Source: https://www.crisisycontratacionpublica.org/archives/9572
Timestamp: 2019-03-19 15:07:32+00:00

Document:
TSJ de Madrid. Sentencia nº 159/2018. Concesión de obra pública: denegación de solicitud de resolución por causa imputable a la Administración. Desestimación – ICCP
TSJ de Madrid. Sentencia nº 159/2018. Concesión de obra pública: denegación de solicitud de resolución por causa imputable a la Administración. Desestimación
Posted on April 7, 2018 by Francisco Hernández
Sentencia nº 159, de 8 de marzo de 2018.
Recurso nº 921/2015
Ponente: Dña. Pilar Maldonado Muñoz
Recurso contencioso-administrativo núm. 921/15 formulado por la representación procesal de la mercantil Cercanías Móstoles- Navalcarnero, S.A., contra la Orden del Consejero de Transportes, Viviendas e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid de 18 de enero de 2016, que, de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de
la Comunidad de Madrid, desestimó la solicitud de resolución del contrato de “concesión de redacción de proyecto, construcción y explotación de la obra pública de la nueva línea de transporte ferroviario entre Móstoles central y Navalcarnero”.
La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón al gobierno regional y al Ayuntamiento de Móstoles en el procedimiento contencioso que ambas instituciones mantienen con la empresa concesionaria encargada de la ampliación de la línea C5, que une las localidades de Móstoles y Navalcarnero, paralizada desde el año 2010.
Los jueces han desestimado la pretensión de la empresa concesionaria de resolver el contrato de proyecto, construcción y explotación de la citada obra pública al entender que ninguno de los motivos aducidos para ello está justificado.
No está justificada, afirman, la reclamación al Ayuntamiento de Móstoles de los 50 millones de euros a los que se había comprometido la corporación a cambio de las obras de soterramiento de las vías y prolongación del ferrocarril por parte de la empresa concesionaria, ya que las citadas obras no se llevaron a cabo en el plazo de cuatro años desde la firma del convenio de colaboración. La sentencia aclara en este sentido que resulta “impensable considerar que el Ayuntamiento de Móstoles venía obligado a aportar la nada considerable cantidad de 50 millones de euros a fondo perdido sin contraprestación alguna por parte del concesionario”; precisando que:
“Es evidente que el Ayuntamiento de Móstoles incumplió con la obligación de transferir dicha cantidad, pero la concesionaria también ha incumplido con sus obligaciones de soterrar las vías desde el cruce de la carretera A5 hasta la estación de Móstoles Central y a la prolongación del ferrocarril; obras que era necesario ejecutar para poder reclamar el pago de los 50.000.000 de euros que el citado Ayuntamiento se había comprometido a abonar, precisamente, en concepto de incremento de coste de producción por dichas causas, para que el nuevo trazado con soterramiento no supusiera ningún gravamen o perjuicio económico ni para la Comunidad de Madrid, ni para el Concesionario ni para los futuros usuarios del transporte ferroviario. En consecuencia, la mencionada entidad no venía obligada al pago de unas obras que no habían sido realizadas y que se encontraban paralizadas unilateralmente sine die por el concesionario con anterioridad al vencimiento del plazo para su abono”.
En el primero de los casos, la Sala concluye que no existe un desistimiento, ni expreso ni tácito de la Administración respecto a la ejecución del contrato, como se deduce de los numerosos requerimientos que se dirigieron a la empresa concesionaria para que reanudase las obras tras paralizarlas en enero de 2010 de forma unilateral por falta de financiación.
En relación a la segunda, los jueces recuerdan que “en los casos de modificación del contrato, el derecho de opción del contratista, en los supuestos de aumento o disminución en más del 20 por ciento del presupuesto inicial, ha de ejercitarse con anterioridad a su ejecución, por cuanto que si las obras han sido ya realizadas hay una conformidad tácita con la modificación contractual, por lo que carece de sentido solicitar la resolución del contrato con base a dicho motivo”.
Una vez desestimadas las pretensiones de la empresa contratante y ante la falta de resolución del contrato, la Sala no se pronuncia sobre la solicitud de indemnización por parte de la empresa contratante, más de trescientos millones de euros. Contra la presente resolución cabe recurso de reposición ante la misma Sala.
– Ver sentencia: STSJ Madrid 159-2018. Concesión de obra.Incumplimiento de contrato

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución