Source: https://www.scribd.com/document/375431479/Amp-Plazo-09-Demora
Timestamp: 2019-03-21 13:57:50+00:00

Document:
Uploaded by Sak Inga Pariona
Cv Educativo 2017 Lima
Formato de Currilum Arq. IDEAL
Encuestas Huancayo II - Bd
Te Ayudo a Pasar El Verano
Octava Practica-UNI
Recorrido de Carga
Cuenca centrales hidroelectricas
Recorrido DE Carga.docx
Problema Construcion UNI
Amp Plazo 10 Demora
1raPC puentes-UNI
Trabajo PLOT
Sílabo_CO822_2015-I
Memoria Descriptiva Quisquipta
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II
AMPLIACION DE PLAZO Nº 09
AFECTACION DEL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA, POR DEMORA EN LA APROBACION DE
LA PRESTACION DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 (ENTREGABLE N°02 Y 03) - QUE
COMPROMETEN LA CULMINACION DE LAS METAS DEL PROYECTO.
L.P. : Nº 002-2014-GRJ-CE-O - PRIMERA CONVOCATORIA
Obra : “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL
CARMEN HUANCAYO REGION JUNIN” – CODIGO SNIP 184530
Ubicación : HUANCAYO - HUANCAYO - JUNIN
Supervisión : CONSORCIO HOSPITALARIO EL CARMEN
Supervisor : ING. DANTE VINCES VELEZ
Contratista : CONSORCIO EL CARMEN II
Residente : ING. JAVIER GUILLERMO RAMIREZ JIMENEZ
AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN”
1.2 DATOS GENERALES DE OBRA
3.0 CUADERNO DE OBRA
4.1 DOCUMENTACION
5.1.- CONTRATO DE OBRA
5.2.- LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
5.3.- REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
VI.- SUSTENTO TECNICO Y CUANTIFICACION DE LA AMPLIACION
VIII.- DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE LA AMPLIACION
8.1.- PROGRAMACIÓN DE OBRA CONTRACTUAL
8.2.- PROGRAMACION DE OBRA MODIFICADO
8.3.- COPIA ADENDA AL CONTRATO Nº 781-2014-GRJ/ORAF
8.4.- COPIA DEL CONTRATO Nº 781-2014-GRJ/ORAF
8.5.- COPIA DE CARTAS DEL CONSORCIO Y DE LA SUPERVISION
CARTA N°067-2016/CCII, DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2016
CARTA N°073-2016-CCII, DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2016
CARTA N°078-2016-CCII, DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2016
CARTA N°085-2016-CCII, DE FECHA 15 DE SETIEMBRE DEL 2016
CARTA N°087-2016-CCII, DE FECHA 16 DE SETIEMBRE DEL 2016
CARTA N°540-2017-GRJ/SG, DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2017
8.6.- COPIAS DEL CUADERNO DE OBRA
8.7.- ANEXOS
1.- PLANILLA DE TRABAJADORES MESES DE DICIEMBRE, ENERO Y
MARZO, SUSTENTANDO LA DISMINUCION DEL PERSONAL.
2.- CRONOGRAMAS DEL ADICIONAL ENTREGABLE N°1 Y CURVA S
3.- PLANILLA DE METRADOS SUSTENTANDO LA REDUCCION DE
4.- RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N°228-2017-GRJ/GR
cuyos expedientes han sido tramitados por el Consorcio en concordancia con todos los procedimientos previstos en la Ley de Contrataciones del Estado. AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” . se presenta nuestra solicitud de Ampliación de Plazo Nº 09 por DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS (242) días calendarios. que cuentan con el “Informe de Recomendación de Procedencia” por parte de la Supervisión. Estas Prestaciones Adicionales. que sirven de sustento para la presentación de nuestra solicitud de Ampliación de Plazo Nº 09 es consecuencia directa de la indefinición y/o demora de la Entidad en la aprobación de las prestaciones adicionales correspondientes al ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 (ENTREGABLE N°02 Y 03). GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II I. Se debe dejar constancia que la demora de la Entidad en la autorización de estas prestaciones adicionales tienen un efecto gravitante e impactan directamente en el cumplimiento del plazo de ejecución total de la obra. su Reglamento y nuestro Contrato fueron presentados ante la Supervisión con Carta N°67-2016/CCII de fecha 04 de Julio del 2016 y Carta N°78-2016/CCII de fecha 05 de Agosto del 2016.1 INTRODUCCION Resumiendo el desarrollo secuencial de los acontecimientos.. del Artículo 41º de la Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia a lo establecido en numeral 1 y 2 del Artículo 200º de su Reglamento. En virtud de lo establecido en el Ítem 41. que con fecha 02 de Junio del 2017 NOS AUTORIZAN mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 228-2017- GRJ/GR por parte de la Entidad.6. por su condición de “Tareas Predecesoras y Sucesoras”. toda vez que condicionan e impiden la “Puesta en Marcha del Proyecto”. GENERALIDADES 1.
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II 1.2 DATOS GENERALES DE LA OBRA  OBRA : “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital El Carmen Huancayo – Región Junín”. 153’744. CONTRATACION : A SUMA ALZADA  CONTRATO : Nº 781-2014 GRJ /ORAF  FIRMA DE CONTRATO : 19 Diciembre del 2014  PRESUPUESTO CONT. Dante Vínces Vélez  RESIDENTE : Ing.Junín  PROPIETARIO : Gobierno Regional de Junín  LICITACION : Licitación Pública Nº 002-2014-GRJ-CE-O  SIST.525.52  PLAZO EJECUCION : 450 Días Calendarios  AMPLIACION DE PLAZO N°01 : 17 DIAS CALENDARIOS  AMPLIACION DE PLAZO N°02 : 131 DIAS CALENDARIOS  AMPLIACION DE PLAZO N°03 : 82 DIAS CAELNDARIOS  AMPLIACION DE PLAZO N°04 : 131 DIAS CALENDARIOS  AMPLIACION DE PLAZO N°05 : ARBITRAJE  AMPLIACION DE PLAZO N°06 : ARBITRAJE  AMPLIACION DE PLAZO N°07 : DENEGADO  AMPLIACION DE PLAZO N°08 : CONCILIACION  CONTRATISTA : CONSORCIO EL CARMEN II  SUPERVISION : CONSORCIO HOSPITALARIO EL CARMEN  SUPERVISOR : Ing.  UBICACIÓN : Huancayo – Huancayo . : S/. Javier Guillermo Ramírez Jiménez AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” .
- AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” . GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II II OBJETIVO II..OBJETIVO.
por DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS (242) Días Calendarios. para cumplir con las metas del Programa de Ejecución de Obra contractual. Esta afectación del plazo de ejecución contractual está previsto como causal de ampliación de plazo en el artículo 200º numeral “Atrasos en el Cumplimiento de sus Prestaciones por Causas Atribuibles a la ENTIDAD”. GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II El objetivo de la presente solicitud de Ampliación de Plazo N°09. así como el artículo 207º que establece que “la demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolución podrá ser causal de ampliación de plazo”. tiempo que es necesario Para la culminación de la obra. es la de restituir al Consorcio el Tiempo de espera que la Entidad apruebe las prestaciones adicionales correspondientes al ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 (ENTREGABLE N°02 Y 03). generándose atrasos básicamente de las tareas enmarcadas en Ruta Crítica y que se derivan de la imposibilidad de ejecutar diversas Tareas Contractuales. AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” . Al reducir el ritmo de trabajo no se ha podido contar con una oportuna asignación de recursos a la obra y se ha hecho imposible mantener un ritmo sostenible en la producción.
.ANTECEDENTES AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” . GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II III.
4. que a la fecha.Se adjunta copia de los asientos de cuaderno de obra en los ANEXOS. el Consorcio ha cumplido con registrar en el Cuaderno de Obra las circunstancias referidas a la necesidad de aprobación de prestaciones adicionales de obra por parte del Gobierno Regional de Junín. el Contratista mediante Carta N°67-2016/CCII presenta al Consorcio Hospitalario El Carmen el Segundo Entregable del Expediente Adicional y Deductivo Vinculante N°01. solicitud que se presenta y sustenta dentro del plazo de previsto en el artículo 201º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.. AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” . 3. cuantificara y sustentara su solicitud de ampliación de plazo. de la Ley de Contrataciones del Estado y 2) del Artículo 200 ítem 2 – Atrasos y/o Paralizaciones en el Cumplimiento de sus prestaciones por causa atribuibles a la Entidad. de fecha 14 de Junio 2017.Mediante asiento N° 219.2. consecuencia que el Contratista presentara. se está presentando a la Supervisión mediante Carta N°077-2016/CCII Tercer Entregable del Expediente Adicional y Deductivo Vinculante N°01. 3. según el siguiente resumen 3. solicita una Ampliación de Plazo N° 09 de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS (242) DIAS CALENDARIOS. de fecha 04 de Julio 2016. que a la fecha. el Contratista pone de manifiesto.0 CUADERNO DE OBRA 3.ANTECEDENTES De acuerdo con lo establecido en el artículo 201º del Reglamento. de su Reglamento.6. de fecha 05 de Agosto 2017.5.Mediante asiento N° 830. 3.Mediante asiento N° 269.Se adjunta copia de los asientos de cuaderno de obra en los ANEXOS. GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II III.1. el Gobierno Regional de Junín comunica la Resolución Ejecutiva Regional N° 228-2017-GRJ/GR la aprobación de la ejecución de la prestación del Adicional N°01 Entregable 2 y 3.3. En consecuencia el Contratista: 1) en amparo del artículo 41-41. 3. el Contratista pone de manifiesto. que se sucede 242 días calendarios después de su presentación afectando la ruta critica por el mismo tiempo.
FUNDAMENTOS DE HECHO AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” .. GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II IV.
presentando el Tercer entregable de la prestación Adicional y Deductivo Vinculante. 4. Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad”. en orden cronológico. CARTA N°085-2016/CCII-OBRA. presentando el Segundo entregable de la prestación Adicional y Deductivo Vinculante con observaciones levantadas. emitida por el Ing.2014 . 2. del 15 de Setiembre del 2016. se celebró el Contrato de Ejecución de Obra N° 781 – 2014 – GRJ/ORAF.GRJ . emitida por el Ing. Juan Usurin Chuqui Jefe de Equipo de Supervisión Consorcio Hospitalario El Carmen. Contratación de la Ejecución de la Obra “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital El Carmen Huancayo – Región Junín”. es el numeral 2 del art. Adjudicación de Menor Cuantía N° 081 . GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II IV. 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: “2. CARTA N°078-2016/CCII-OBRA. CARTA N°073-2016/CCII-OBRA. del 04 de Julio del 2016.CE – O. Edison García Poma Representante Legal del Consorcio El Carmen II al Ing. AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” . Juan Usurin Chuqui Jefe de Equipo de Supervisión Consorcio Hospitalario El Carmen. los fundamentos de hecho que sustentan nuestra solicitud de Ampliación de Plazo N° 09. Con 19 de Diciembre del 2014. Edison García Poma Representante Legal del Consorcio El Carmen II al Ing. emitida por el Ing. Edison García Poma Representante Legal del Consorcio El Carmen II al Ing.1. 2. CARTA N°067-2016/CCII-OBRA. Edison García Poma Representante Legal del Consorcio El Carmen II al Ing. CARTAS 1. son los siguientes: 1. emitida por el Ing.DOCUMENTACION En concordancia con lo establecido en el artículo 201º del Reglamento. del 05 de Agosto del 2016. presentando el Expediente Adicional y Deductivo – Segundo Entregable. Juan Usurin Chuqui Jefe de Equipo de Supervisión Consorcio Hospitalario El Carmen. 3. La causal alegada en la Ampliación de Plazo N° 09...FUNDAMENTOS DE HECHO 4. del 22 de Julio del 2016.
aprobando la prestación del Adicional N°01 Entregable 2 y 3. presentando el Levantamiento de observaciones del Tercer entregable de la prestación Adicional y Deductivo vinculante N°01. Juan Usurin Chuqui Jefe de Equipo de Supervisión Consorcio Hospitalario El Carmen. 5. A. emitida por el Ing. emitida por el Abog. 6. del 02 de Junio del 2017. Edison García Poma Representante Legal del Consorcio El Carmen II. del 16 de Setiembre del 2016. comunicando la Resolución Ejecutiva Regional N° 228-2017-GRJ/ORAF. Antonieta Vidalón Robles Secretaria General del Gobierno Regional de Junín al Ing. CARTA N°087-2016/CCII-OBRA. CARTA N°540-2017-GRJ/SG. Edison García Poma Representante Legal del Consorcio El Carmen II al Ing. GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II Juan Usurin Chuqui Jefe de Equipo de Supervisión Consorcio Hospitalario El Carmen. AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” . presentando el Segundo entregable de la prestación Adicional y Deductivo Vinculante con observaciones levantadas.
.FUNDAMENTOS DE DERECHO AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” . GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II V.
donde textualmente se indica lo siguiente: Prórroga del Plazo del Termino de las Obras.En caso de que se produzca trabajos adicionales de cualquier naturaleza u otras circunstancias especiales de cualquier tipo. que justifique la prórroga del plazo establecido para que el Contratista concluya la Obra. como consecuencia de las siguientes causas y de las cuales se hayan dejado constancia en el Cuaderno de Obra:  Demora en la aprobación del trazo parcial o total de la obra. incluyendo fuerza mayor. no imputables a las partes tales como: Desastres naturales que afecten directamente el ámbito de la obra. huelgas generales. El Contratista. la Supervisión determinará la extensión de esta prórroga y la informara a LA ENTIDAD.  Demoras por causas fortuitas o de fuerza mayor. el contratista ampliara el plazo de las garantías que se hubiesen otorgado. GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II V.FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTRATO DE OBRA Nº 781 – 2014 – GRJ/ORAF Las causales para solicitar ampliación de plazo están definidas tanto en el Contrato de Ejecución de Obra en su CLAUSULA TERCERA.CAPITULO 9 – ITEM 9. AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” . rebeliones. incendios no provocados por el Contratista.  Demoras en la absoluciones de consultas.. revoluciones. solo tendrá derecho a solicitar que se conceda prórroga en el Plazo de Ejecución de la Obra.  Atrasos y/o paralizaciones causadas por demoras en el pago de Valorizaciones. conflictos bélicos.  Demora por desabastecimiento sostenido de materiales y/o insumos.. en este caso. SEGUNDO PARRAFO PRORROGA DEL PLAZO DEL TERMINO DE LAS OBRAS. que afecten el plazo de ejecución de la obra.  Por ejecución de Obras Adicionales o modificación de parte de las obras. que afecten la Ruta Crítica del Diagrama PERT o CPM de la Obra (Cronograma de la Obra). en el mercado nacional debidamente comprobado.2 PLAZOS.  Demora por paralizaciones ordenadas por la Entidad. a fin de aplicar el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.  Cuando se apruebe la prestación adicional de obra..
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Artículo 41º de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada mediante D. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada. el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales. Las discrepancias respecto de la procedencia de la ampliación del plazo se resuelven de conformidad con lo establecido en el literal (b) del artículo 40º de la presente ley” REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (Modificado mediante Decreto Supremo N° 138-2012-EF. 4.Prestaciones adicionales. desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal. Dentro de los AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” .- (…) El contratista podrá solicitar la AMPLIACIÓN DE PLAZO pactado por atrasos y/o paralizaciones ajenas a su voluntad. En este caso. Artículo 201. por intermedio de su residente. Nº 1017. Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad. publicado el 07 de agosto del 2012) Artículo 200. deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. reducciones y ampliaciones.Procedimiento de ampliación de plazo Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente. debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. que a la letra dice: “Artículo 41º. el contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado.. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. 3.L...Causales de ampliación de plazo De conformidad con el artículo 41° de la Ley. siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente: 1. el contratista. 2.
para cuyo efecto se seguirá el procedimiento antes señalado. la Entidad podrá otorgar ampliaciones de plazo parciales. Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de ejecución de obra. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado. La Entidad emitirá resolución sobre dicha ampliación en un plazo máximo de catorce (14) días. se considerará ampliado el plazo. en un plazo que no excederá de diez (10) días contados a partir del AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” . hecho que deberá ser debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual. según corresponda. fuera del cual no se admitirá las solicitudes de ampliaciones de plazo. en un plazo no mayor de siete (7) días. el contratista o su representante legal solicitará. a fin de permitir que los contratistas valoricen los gastos generales por dicha ampliación parcial. La ampliación de plazo obligará al contratista a presentar al inspector o supervisor un calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación PERT-CPM correspondiente. siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. cada solicitud de ampliación de plazo deberá tramitarse y ser resuelta independientemente. cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor. siempre que las causales diferentes no correspondan a un mismo periodo de tiempo sea este parcial o total. la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo. contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe. bajo responsabilidad de la Entidad. considerando para ello sólo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida. contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. En tanto se trate de causales que no tengan fecha prevista de conclusión. GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado. Cuando las ampliaciones se sustenten en causales diferentes o de distintas fechas. El inspector o supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad.
contados a partir del día siguiente de la recepción del informe del inspector o supervisor. Artículo 202. el mismo que. darán lugar al pago de mayores gastos generales variables iguales al número de días correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto variable diario. El inspector o supervisor deberá elevarlos a la Entidad. con los reajustes concordados con el residente. GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II día siguiente de la fecha de notificación al contratista de la Resolución que aprueba la ampliación de plazo. los menores gastos generales variables se calcularán siguiendo el procedimiento establecido en párrafo precedente. una vez aprobado. Cualquier controversia relacionada con el pronunciamiento de la Entidad respecto a las solicitudes de ampliación de plazos podrá ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la comunicación de esta decisión. se tendrá por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor. En el supuesto que las reducciones de prestaciones afecten el plazo contractual. en un plazo máximo de siete (7) días. la Entidad deberá pronunciarse sobre dicho calendario. de aquellos conceptos que forman parte de la estructura de gastos generales variables de la oferta económica del contratista o del valor referencial. contados a partir de la recepción del nuevo calendario presentado por el contratista.Efectos de la modificación del Plazo Contractual Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra. según sea el caso. reemplazará en todos sus efectos al anterior. En un plazo no mayor de siete (7) días. De no pronunciarse la Entidad en el plazo señalado. Solo cuando la ampliación de plazo sea generada por la paralización total de la obra por causas ajenas a la voluntad del contratista.. AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” . dará lugar al pago de mayores gastos generales variables debidamente acreditados. salvo los casos de prestaciones adicionales de obra.
Recibido dicho informe la Entidad cuenta con catorce (14) días para emitir y notificar al contratista la resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional de obra.. Opinión N°045-2011/DTN (numeral 2. léase: Opinión N°045-2011/DTN (numeral 2. el plazo contractual se considerara automáticamente ampliado. Artículo 207. podrá ser causal de ampliación de plazo. AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” . sino que también debe cumplir con notificarla formalmente al contratista para que este conozca de forma cierta y oportuna la decisión de la Entidad.Prestaciones adicionales de obras menores al quince por ciento (15%) (Octavo párrafo) “(…) Concluida la elaboración del expediente técnico. por lo que con posterioridad a esta ampliación no cabe la emisión de resolución alguna sobre el particular por parte de la Entidad.1) “(…) Es importante precisar que dentro de este plazo la Entidad no solo debe cumplir con emitir la resolución mediante la cual se pronuncia sobre la solicitud de ampliación. Al respecto.1. precisando que de no emitirse y notificarse la respectiva resolución en dicho plazo. la Entidad ampliará el plazo de los otros contratos celebrados por ésta y vinculados directamente al contrato principal.) “(…) La normativa de contrataciones del Estado ha establecido el plazo en el que la Entidad debe emitir y notificar la resolución mediante la cual se pronuncia respecto a la solicitud de ampliación de plazo contractual presentada por el contratista. bajo responsabilidad de la Entidad. La demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolución. el Inspector o Supervisor cuenta con un plazo de catorce (14) días para remitir a la Entidad el informe pronunciándose sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional. GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II En virtud de la ampliación otorgada.1.
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” .
.SUSTENTO TECNICO Y CUANTIFICACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO De acuerdo con los conceptos técnicos de la Programación de Obras lo previsto en el Calendario de Ejecución de Obra. igualmente se verá afectado el tiempo total de ejecución de obra. GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II VI.SUSTENTO TECNICO Y CUANTIFICACION DE LA AMPLIACION VI. AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” . denominadas las “Tareas Críticas” tienen tiempos fijos para su ejecución sin holguras y en la medida que determinadas causales afecten sus tiempos de ejecución..
de acuerdo con el análisis de ejecución de las partidas AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” . INICIO Y FIN DE LA CAUSAL Fecha de emisión y notificación de la Resolución: 02. se tiene que el ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 (ENTREGABLE N°02 Y 03). se presenta a la Supervisión el Expediente Técnico del Adicional y Deductivo Vinculante N° 01 (Entregable N°02 Y 03) respectivamente. por lo tanto la excesiva demora de la Entidad de 242 días en la emisión de la Resolución Ejecutiva Regional aprobando el ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 (ENTREGABLE N°02 Y 03).06.07.2017 CUANTIFICACION DE AMPLIACION DE PLAZO Debido a la demora de la Entidad en la aprobación y notificación de la prestación del ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 (ENTREGABLE N°02 Y 03). Del análisis realizado a la ruta crítica de la obra. ha determinado el “agotamiento” de su holgura. GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II Partiendo de esta premisa técnica incuestionable. INICIO DE LA CAUSAL La causal invocada en la presente solicitud se inicia el 04. por lo que se procede a la cuantificación de la presente solicitud de Ampliación de plazo. viene afectando la ejecución de la obra por lo que la cuantificación del plazo solicitado en la presente ampliación es la siguiente: PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 (ENTREGABLE N°02 Y 03) Mediante Carta N° 067-2016CDAII de fecha 04 de Julio del 2016 según asientos de cuaderno de obra N°219 del Residente y Carta N° 078-2016CDAII de fecha 05 de Agosto del 2016 según asientos de cuaderno de obra N°269 del Residente. se concluye que esta causal se encuentra contemplada en el artículo 207º del reglamento. las actividades contractuales de Equipamiento son críticas.2016 en la afectación de la Ruta Critica al generarse la necesidad de la aprobación de prestaciones adicionales las cuales a su vez no permitían la ejecución de tareas sucesoras que tienen carácter contractual y que se convierte en condicionantes para la culminación del proyecto.
relacionadas a Arquitectura, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas,
Instalaciones Mecánicas y Comunicaciones.
Fuente: CRONOGRAMA CONTRACTUAL VIGENTE - AFECTACION DE RUTA CRITICA
afecta los tiempos de ejecución. tiene un plazo de ejecución de 325 días calendarios El no iniciar esta partida en la fecha prevista. Instalaciones Eléctricas. con una fecha de comienzo del 03 de Febrero 2017 y fecha de culminación del 25 de Diciembre del 2017. básicamente las Tareas enmarcadas en Ruta Crítica.Sistema de Agua Fría. básicamente las Tareas enmarcadas en Ruta Crítica INSTALACION ELECTRICAS:  Tarea Id N° 988 – Sub estación Eléctrica. y considerando que el día 02 de Junio del 2017 como fecha de aprobación de la prestación. debido a la demora del Gobierno Regional de Junín en la aprobación del ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 (ENTREGABLE N°02 Y 03). de la siguiente manera: ARQUITECTURA:  Tarea Id N° 208 – Muros y Tabiques. afecta los tiempos de ejecución. básicamente las Tareas enmarcadas en Ruta Crítica INSTALACION SANITARIAS:  Tarea Id N° 472 .Equipos. se ven diferidas en sus tiempos de ejecución. el retraso de las actividades correspondientes a Arquitectura. Instalaciones Sanitarias. con una fecha de comienzo del 24 de Enero 2017 y fecha de culminación del 12 de Agosto del 2017. a este momento se tiene una afectación de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS (242) DIAS CALENDARIOS. afecta los tiempos de ejecución. ya que ha desfasado la ejecución de partidas contractuales y al no permitir la ejecución de tareas sucesoras que tienen carácter contractual y que se convierte en condicionantes para la culminación del proyecto. con una fecha de comienzo del 28 de Noviembre 2016 y fecha de culminación del 24 de Setiembre del 2017. tiene un plazo de ejecución de 200 días calendarios El no iniciar esta partida en la fecha prevista. con una fecha de comienzo del 10 de Diciembre 2016 y fecha de culminación del 06 de Octubre del 2017.  Tarea Id N° 860 . tiene un plazo de ejecución de 300 días calendarios El no iniciar esta partida en la fecha prevista. tiene un plazo de ejecución de 300 días calendarios AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” . GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II En la presente solicitud de Ampliación de Plazo N°09. Instalaciones Mecánicas y Sistema de Comunicaciones. en la ruta crítica.
tiene un plazo de ejecución de 220 días calendarios El no iniciar esta partida en la fecha prevista. afecta los tiempos de ejecución. tiene un plazo de ejecución de 220 días calendarios El no iniciar esta partida en la fecha prevista.  Tarea Id N° 1632 – Sistema de Aire Comprimido Industrial. GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II El no iniciar esta partida en la fecha prevista. afecta los tiempos de ejecución.  Tarea Id N° 1822 – Sistema de Aire Acondicionado y Ventilación Mecánica. básicamente las Tareas enmarcadas en Ruta Crítica. básicamente las Tareas enmarcadas en Ruta Crítica. tiene un plazo de ejecución de 230 días calendarios El no iniciar esta partida en la fecha prevista. básicamente las Tareas enmarcadas en Ruta Crítica. afecta los tiempos de ejecución. INSTALACION MECANICAS:  Tarea Id N° 1510 – Sistema de Oxigeno. básicamente las Tareas enmarcadas en Ruta Crítica. afecta los tiempos de ejecución. afecta los tiempos de ejecución. El artículo 200º del Reglamento establece AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” . con una fecha de comienzo del 03 de Febrero 2017 y fecha de culminación del 03 de Junio del 2017. con una fecha de comienzo del 19 de Mayo 2017 y fecha de culminación del 25 de Diciembre del 2017. con una fecha de comienzo del 25 de Marzo 2017 y fecha de culminación del 31 de Octubre del 2017. con una fecha de comienzo del 20 de Marzo 2017 y fecha de culminación del 25 de Diciembre del 2017. SISTEMA DE COMUNICACIONES:  Tarea Id N° 1913 – Canalización. básicamente las Tareas enmarcadas en Ruta Crítica. básicamente las Tareas enmarcadas en Ruta Crítica. con una fecha de comienzo del 03 de Febrero 2017 y fecha de culminación del 21 de Setiembre del 2017. tiene un plazo de ejecución de 120 días calendarios El no iniciar esta partida en la fecha prevista. afecta los tiempos de ejecución. tiene un plazo de ejecución de 280 días calendarios El no iniciar esta partida en la fecha prevista.  Tarea Id N° 1153 – Grupos Electrógenos.
se vieron afectadas con la modificación de la tarea Id 208. se ve afectado en su programación al no AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” . ya que cualquier demora en la realización de alguna de ellas retrasa forzosamente su terminación. se debe precisar que las Actividades Criticas son aquellas que fijan la duración total del proyecto. GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II “De conformidad con el artículo 41 de la Ley. igualmente se verá afectado el tiempo total de ejecución de obra. el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales. de la siguiente manera: GRAFICO: CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA MODIFICADO CON LA AFECTACION DE LA RUTA CRÍTICA Se puede evidenciar también que. En este marco. las tareas críticas enmarcadas en el Cronograma de Ejecución de Obra Vigente. De acuerdo con los conceptos técnicos de la Programación de Obras lo previsto en el Calendario de Ejecución de Obra. denominadas las “Tareas Críticas” tienen tiempos fijos para su ejecución sin holguras y en la medida que determinadas causales afecten sus tiempos de ejecución. De lo expresado. siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente”. el Cronograma de Ejecución del Adicional y Deductivo Vinculante N°01 Entregable 1.
EJECUTADO DEL ADICIONAL ENTREGABLE N°1 Así mismo. GRAFICO: CURVA “S” PROGRAMADO VS. como son las partidas: GRAFICO: CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA DEL ADICIONAL ENTREGABLE 1. con una fecha de comienzo del 19 de Marzo 2017 y fecha de culminación del 01 de Junio del 2017. básicamente las Tareas enmarcadas en Ruta Crítica. GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II poder ejecutar las partidas del ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 (ENTREGABLE N°02 Y 03). tiene un plazo de ejecución de 75 días calendarios El no iniciar esta partida en la fecha prevista.  Tarea Id N° 39 – Pavimentos. el Cronograma Valorizado Vigente con la Ampliación de Plazo N°03 con fecha de término 25 de diciembre del 2017. se ve afectado en su programación al no poder ejecutar las partidas del ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” . afecta los tiempos de ejecución.
afecta los tiempos de ejecución.  COMPONENTE INSTALACIONES SANITARIAS. El no iniciar esta partida en la fecha prevista. Instalaciones Sanitarias.  COMPONENTE INSTALACIONES ELECTRICAS. Instalaciones Mecánicas y Sistema de Comunicaciones: CRONOGRAMA VALORIZADO VIGENTE CON LA AMPLIACION DE PLAZO N°03 GRAFICO: CRONOGRAMA VALORIZADO ACTUALIZADO CON LA AMPLIACION DE PLAZO N°03 VIGENTE CONTRACTUALMENTE  COMPONENTE ARQUITECTURA. básicamente las Tareas enmarcadas en Ruta Crítica. El no iniciar esta partida en la fecha prevista. Instalaciones Eléctricas. con una fecha de comienzo diciembre del 2016. básicamente las Tareas enmarcadas en Ruta Crítica. GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II (ENTREGABLE N°02 Y 03). con una fecha de comienzo diciembre del 2016. afecta los tiempos de ejecución. El no iniciar esta partida en la fecha prevista. como son los componente Arquitectura. con una fecha de comienzo febrero del 2017. AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” . afecta los tiempos de ejecución. básicamente las Tareas enmarcadas en Ruta Crítica.
básicamente las Tareas enmarcadas en Ruta Crítica.  COMPONENTE SISTEMA DE COMUNICACIONES. afecta los tiempos de ejecución.Mediante Carta N° 067-2016CDAII de fecha 04 de Julio del 2016 según asientos de cuaderno de obra N°219 del Residente y Carta N° 078-2016CDAII de fecha 05 de Agosto del 2016 según asientos de cuaderno de obra N°269 del Residente.2016 .Fecha de Emisión del Acto Resolutivo comunicado mediante Carta N°540-2017-GRJ/SG (Resolución Ejecutivo Regional N°228-2017- GRJ/GR)  En concordancia de los establecido en el artículo 201º del reglamento el Contratista ha demostrado que los días de la Ampliación de Plazo N° 09 solicitados SON NECESARIOS para poder restituir el tiempo de ejecución AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” .07.2016 .10. Para la cuantificación del retraso y afectación a las partidas de la ruta crítica. situación contemplada en el artículo 201º del Reglamento. SE CONCLUYE QUE LA CAUSAL SE ENCUENTRA CULMINADA. El no iniciar esta partida en la fecha prevista.Fin de plazo para que la Entidad se pronuncie con la Emisión del Acto Resolutivo.2017 . por lo que se procede a la cuantificación al 02/06/2017 como fecha de Emisión del Acto Resolutivo por parte de la Entidad en referencia al ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 (ENTREGABLE N°02 Y 03). con una fecha de comienzo febrero del 2017. GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II  COMPONENTE INSTALACIONES MECANICAS. El no iniciar esta partida en la fecha prevista.  02. afecta los tiempos de ejecución. con una fecha de comienzo enero del 2017.06. considerando los siguientes hitos:  04. se presenta a la Supervisión el Expediente Técnico del Adicional y Deductivo Vinculante N° 01 (Entregable N°02 Y 03) respectivamente  03. básicamente las Tareas enmarcadas en Ruta Crítica.
2017 FECHA DE PRONUNCIAMIENTO FECHA DE PRONUNCIAMIENTO PRESENTACION ADIC.06.2016 03. como se observa a continuación: AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” . Instalaciones Mecánicas y Sistema de Comunicaciones.07.2016 19. GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II de obra perdido a consecuencia de los trabajos a ritmo lento generados por la Entidad al no cumplir con sus obligaciones contractuales. Luego de la cuantificación del retraso y el análisis de afectación en la ruta crítica de las actividades correspondientes a la partida Arquitectura. el tiempo adicional para la ejecución de estas tareas críticas y la consecución de las metas del proyecto.2016 02. N° 01 FECHA DE EMISION ACTO RESOLUTIVO ENTREGABLE 2 Y 3 DE SUPERVISION LA ENTIDAD Considerando que la causal invocada para la Solicitud de Ampliación de Plazo. se observa que la fecha de culminación de obra se posterga.09. se puede indicar que el número de trabajadores disminuyo considerablemente en comparación de los meses enero y marzo (se adjunta en los anexos) DIAS DE AMPLIACION DE PLAZO SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N°09 POR 242 DIAS CALENDARIOS (DEMORA) 0 dc (Holgura) 242 días calendarios 14 dc (Pronunciamiento 14 dc (Pronunciamiento de la Supervisión) de la Supervisión) 04. se inicia con el pronunciamiento por parte de la Entidad el día 02 de JUNIO del 2017 (Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 228-2017-GRJ/GR. Instalaciones Sanitarias.  Asimismo.). es de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS (242) DIAS CALENDARIOS. Instalaciones Eléctricas.10.
por DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS (242) Días Calendarios. GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II Fecha de culminación de Obra vigente 25 de Diciembre 2017 considerando la ampliación de plazo N°01. 02. según artículos 200º y 207º del Reglamento. el Contratista solicita la “Ampliación de Plazo N° 09. por la Causal “Atrasos y/o Paralizaciones en el Cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad”. días que son necesarios para culminar la ejecución de la obra AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” . 03 Y 04 Nueva fecha de culminación de obra debido a la demora en la aprobación del Adicional y Deductivo Vinculante N° 01 (Entregable 24 de Agosto 2018 N°02 Y 03) Los días de atraso cuantificados en la presente solicitud de Ampliación de Plazo debido a la demora en la Aprobación del ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 (ENTREGABLE N°02 Y 03) es de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS (242) DIAS CALENDARIOS. Por lo expuesto. según la fecha de APROBACION DE LA PRESTACION.
CONCLUSIONES AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” .. GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II VII.
JUNIO.2017 CUANTIFICACION DEL PLAZO CONCLUIDO EL HECHO INVOCADO Debido a que se cuenta con pronunciamiento por parte de la Entidad referente a la aprobación del ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 (ENTREGABLE N°02 Y 03. GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II 6.1 CONCLUSIONES FECHA DE EMISION Y NOTIFICACION DE RESOLUCION: 02. Por lo tanto consideramos que de acuerdo a los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en nuestra presente solicitud de ampliación de plazo. la Entidad debe declararla procedente. la presente ampliación de plazo N° 09. AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” . según artículos 200º y 207º del Reglamento. En consecuencia. el Contratista solicita la “Ampliación de Plazo N° 09. modifica la fecha de culminación del plazo de ejecución de la obra al 24 de Agosto 2018. en concordancia con el artículo 200º del Reglamento. SE ENCUENTRA CONCLUIDO EL HECHO INVOCADO. por la Causal “Atrasos y/o Paralizaciones en el Cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad”. Por lo expuesto. por DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS (242) Días Calendarios. días que son necesarios para culminar la ejecución de la obra. por lo que. se presenta la solicitud de Ampliación de Plazo N°09. el día 02 de Junio del 2017 fecha en que NOS AUTORIZAN mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 228-2017-GRJ/GR por parte de la Entidad.
. DE FECHA 15 DE SETIEMBRE DEL 2016 CARTA N°087-2016-CCII. PROGRAMACION DE OBRA MODIFICADO 8. COPIA ADENDA AL CONTRATO Nº 781-2014-GRJ/ORAF 8. PLANILLA DE TRABAJADORES MESES DE DICIEMBRE.3.2. DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2016 CARTA N°078-2016-CCII.6. 4.5. COPIAS DEL CUADERNO DE OBRA 8.4.. ENERO Y MARZO.. DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2017 8. ANEXOS 1.1... PROGRAMACIÓN DE OBRA CONTRACTUAL 8. DE FECHA 16 DE SETIEMBRE DEL 2016 CARTA N°540-2017-GRJ/SG.DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE LA AMPLIACION 8.7. RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N°228-2017-GRJ/GR AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” .. DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2016 CARTA N°085-2016-CCII... COPIA DEL CONTRATO Nº 781-2014-GRJ/ORAF 8. PLANILLA DE METRADOS SUSTENTANDO LA REDUCCION DE PRODUCCION. CRONOGRAMAS DEL ADICIONAL ENTREGABLE N°1 Y CURVA S 3. SUSTENTANDO LA DISMINUCION DEL PERSONAL. COPIA DE CARTAS DEL CONSORCIO Y DE LA SUPERVISION CARTA N°067-2016/CCII. 2. DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2016 CARTA N°073-2016-CCII. GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II VIII.
PROGRAMACIÓN DE OBRA CONTRACTUAL AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” ..1. GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II 8.
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II 8..2.PROGRAMACION DE OBRA MODIFICADO AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” .
COPIA ADENDA AL CONTRATO Nº 781- 2014-GRJ/ORAF AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” . GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II 8..3.
.COPIA DEL CONTRATO Nº 781-2014- GRJ/ORAF AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” .4. GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II 8.
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II 8..5.COPIA DE CARTAS DEL CONSORCIO Y DE LA SUPERVISION AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” .
DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2016 AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” . GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II CARTA N°067-2016/CCII.
DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2016 AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” . GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II CARTA N°073-2016-CCII.
DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2016 AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” . GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II CARTA N°078-2016-CCII.
DE FECHA 15 DE SETIEMBRE DEL 2016 AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” . GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II CARTA N°085-2016-CCII.
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II CARTA N°087-2016-CCII. DE FECHA 16 DE SETIEMBRE DEL 2016 AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” .
DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2017 AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” . GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II CARTA N°540-2017-GRJ/SG.
6.COPIAS DEL CUADERNO DE OBRA AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” .. GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II 8.
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II 8..ANEXOS AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” .7.
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II 1. FEBRERO. AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” . PLANILLA DE TRABAJADORES MESES DE ENERO. MARZO Y ABRIL SUSTENTANDO LA DISMINUCION DEL PERSONAL.
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II 2. CRONOGRAMAS DEL ADICIONAL ENTREGABLE N°1 Y CURVA S AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” .
AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” . PLANILLA DE METRADOS SUSTENTANDO LA REDUCCION DE PRODUCCION. GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II 3.
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II 4. RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N°228-2017-GRJ/GR AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” .
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II COPIA DE CUADERNO DE OBRA N°02 AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” .
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II COPIA DE CUADERNO DE OBRA N°03 AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” .
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II COPIA DE CUADERNO DE OBRA N°04 AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” .
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II COPIA DE CUADERNO DE OBRA N°05 AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” .
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II COPIA DE CUADERNO DE OBRA N°06 AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” .
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II PLANILLA DE ENERO DE 100 TRABAJADORES AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” .
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II PLANILLA DE FEBRERO DE 100 TRABAJADORES PLANILLA DE MARZO A 71 TRABAJADORES AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” .
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II PLANILLA DE ABRIL A 59 TRABAJADORES AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” .
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II PLANILLA DE METRADOS ENERO EVIDENCIANDO LA PRODUCCION AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” .
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN CONSORCIO EL CARMEN II PLANILLA DE METRADOS MARZO EVIDENCIANDO LA PRODUCCION AMPLIACION DE PLAZO Nº 09 OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO – REGION JUNIN” .
Documents Similar To Amp Plazo 09 Demora
tecsupfer
More From Sak Inga Pariona

References: Artículo 41
 Artículo 200
 Resolución 
 artículo 200
 artículo 207
 resolución 
 artículo 201
 Artículo 200
 artículo 201
 Resolución 
 artículo 41
 artículo 201
 Resolución 
 Artículo 41
 artículo 40
 Artículo 201
 Artículo 200
 artículo 41
 resolución 
 Artículo 202
 Resolución 
 resolución 
 Artículo 207
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 207
 artículo 200
 artículo 41
 artículo 201
 artículo 201
 Resolución 
 artículo 200
 Resolución