Source: http://doczz.es/doc/13953/secci%C3%B3n-ii-completo---direcci%C3%B3n-nacional-de-vialidad
Timestamp: 2019-03-20 01:41:35+00:00

Document:
Sección II Completo - Dirección Nacional de Vialidad
MEGA II 2007
S E C R E TA R Í A D E O B R A S P Ú B L I C A S
y Gestión Ambiental de
Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios - Secretaría de Obras Públicas
Arq. Hugo Manuel Rodríguez
Ing. Nelson Guillermo Periotti
Subadministrador General
Ing. Julio César Ortiz Andino
MANUAL DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRAS VIALES | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 9
Gerente de Planeamiento,
Ing. Gustavo Marcelo Gentili
Subgerente de Investigación y Desarrollo
Agrimensor Enrique A. Strassert
Jefe División Gestión Ambiental
Arq. Susana M. Antognoli
Integrantes División Gestión Ambiental
Ing. Marie Hernando
Lic. Gonzalo Sottil
Lic. Marcelo Somenson
Lic. Mariana Spitaleri
Ing. Agr. Oscar Burghi
Sr. Hugo Niz
Srta. Mónica Huder
Agrimensor Jorge Luis Pinto
Lic. Claudio L. Daniele
MANUAL DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRAS VIALES | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 11
y Construcción de Obras Viales
Prof. Lía Inés Bachmann
Ing. Civil Claudio Cotignola
Legislación y Aspectos
DG Bárbara Linares
Dr. Juan Rodrigo Walsh
Prof. Maricel Fotti
Lic. Javier Beltrán
Ing. Civil Marcelo Herz
Juan Mereb
Ing. Agr. María E. De Paula
Sistemas y Asistencia Gráfica
Lic. Ana Murgida
MANUAL DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRAS VIALES | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 13
Consideraciones Generales sobre el MEGA II
deración y aplicación de criterios ambientales en la pla-
Desde hace mas de 10 años, para la República Ar-
nificación, proyecto, construcción, operación y manteni-
gentina el tema ambiental ha adquirido particular re-
miento de la Obra Vial y especialmente en la evaluación
levancia, evidenciada por la evolución de la sociedad
y control de sus eventuales efectos negativos.
a través de las instituciones y el marco legal, en especial como consecuencia de la Reforma de la Cons-
Si bien el MEGA II ha sido elaborado como un instru-
titución Nacional en 1994.
mento de gestión de la DNV como organismo público nacional, también es un aporte de la Nación a las
Este nuevo escenario, junto con los avances tecnológi-
Provincias y en especial a las Vialidades Provinciales.
cos, institucionales y la experiencia acumulada durante
más de una década, ha determinado la necesidad de
A su consideración se ponen las lecciones y buenas
fortalecer las herramientas de gestión de la Dirección
prácticas de gestión ambiental vial aprendidas por
Nacional de Vialidad (DNV, perteneciente a la Secreta-
los profesionales y técnicos de la Institución y de los
ría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Fe-
consultores y especialistas participantes.
deral, Inversión Pública y Servicios de la República Argentina) en los aspectos ambientales, como un aporte
Objetivos del MEGA II
relevante al desarrollo sustentable en Argentina.
Proporcionar el marco de referencia para la oportu-
La elaboración de esta nueva versión actualizada del
na y adecuada consideración de los aspectos am-
Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de
bientales vinculados al proyecto, construcción,
Obras Viales, denominado en forma abreviada como
operación y mantenimiento de las obras viales.
“MEGA II”, forma parte de las acciones de la DNV.
Homogeneizar y consolidar un conjunto de concep-
El MEGA II refleja la política ambiental de la Nación y
tos y de procedimientos en materia ambiental vial
de la DNV, incorporando en su conjunto y explícita-
entre todos los diferentes actores sociales involu-
mente a través de diferentes instancias específicas
crados en el proyecto, ejecución y control ambiental
los objetivos de desarrollo sustentable en materia
de obras viales (cuerpos técnicos de la DNV, consul-
vial, el marco legal vigente a nivel nacional en mate-
toras, contratistas, promotores de proyectos, etc).
ria ambiental, la organización federal en relación a la
participación de las autoridades ambientales provin-
Integrar en un único documento, los modos y proce-
ciales donde se localiza el proyecto, en concordancia
dimientos necesarios para la correcta consideración
con la Constitución Nacional.
de la dimensión ambiental a lo largo de todo el ciclo
de proyecto de la obra vial, contemplando en ese pro-
El MEGA II se propone como una herramienta que brin-
ceso a los diferentes actores sociales involucrados en
de el marco técnico y de procedimientos para la consi-
cada etapa, tanto internos como externos a la DNV.
MANUAL DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRAS VIALES | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 15
Desarrollar los criterios y metodologías adecuadas,
co legal nacional y provincial, el patrimonio natural y
que consideren los aspectos sociales y ambienta-
cultural y el reglamento de audiencia pública, entre
les con peso decisorio similar y complementario de
otros, se presentan como Anexos.
aspectos técnicos y económicos.
Antecedentes del MEGA II
Contenidos y destinatarios del MEGA II
El principal antecedente es el Manual de Evaluación
El Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de
y Gestión Ambiental de Obras Viales de la DNV (ME-
Obras Viales, “MEGA II” está estructurado en dos
GA 93), aprobado por Resolución del Administrador
Secciones, cada una respondiendo a las necesida-
General (A.G.) N° 1656 en el año 1993. El MEGA 93
des de sus destinatarios.
ha sido oportunamente incluido como documento
obligatorio para consultores y contratistas en el Plie-
La Sección I: Bases para la Gestión Ambiental
go de Especificaciones Técnicas Generales con que
Vial, está dirigida a consultores, empresas contratis-
se licita y contrata la obra vial.
tas y concesionarias, otras reparticiones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, públi-
El MEGA 93 estuvo organizado en tres Secciones. La
co en general y toda aquella organización pública o
Sección I: Planificación y Evaluación Ambiental de la
privada vinculada con las diferentes etapas del ciclo
Obra Vial: Introducción; Planificación ambiental de la
de la obra vial.
obra vial; Conceptos básicos en los estudios de impacto ambiental; Regionalización de la Argentina y evalua-
Contiene dos partes. La Parte A presenta los Concep-
ción ambiental de la obra vial. La Sección II: Gestión In-
tos Generales de Gestión Ambiental. La Parte B pre-
terna: Introducción; Gestión ambiental del proyecto y
senta: a) la Gestión Ambiental del Proyecto (en las
de la obra vial; Evaluación ambiental expeditiva del pro-
etapas de planeamiento, proyecto, obra y manteni-
yecto vial. La Sección III: Gestión Externa: Introducción;
miento y operación); b) el desarrollo de metodologías
Medidas de mitigación del impacto ambiental de la obra
de carácter reglamentario (con flexibilidad para adap-
vial; Mecanismos de fiscalización y control de obras.
tarse a distintas situaciones, a fin de asegurar estudios ambientales estandarizados de fácil tipificación,
Desde el año 1993 hasta el año 2006, la DNV conti-
comparación y evaluación); c) la definición de alcan-
nuó el fortalecimiento de su gestión ambiental, a tra-
ces y metodologías de los estudios (incluyendo índi-
vés de la elaboración y aplicación de diferentes he-
ces, contenidos-guía y planillas-guía correspondien-
rramientas. Entre ellas se destacan:
tes para distintos tipos de proyecto en el ámbito urbano y rural, en cada una de las etapas: planeamiento,
En relación con el medio receptor
proyecto, obra y mantenimiento y operación).
Sección M-I: Clasificación al Medio Receptor de la
Obra Vial según su sensibilidad ambiental aprobado
por Resolución AG Nº 233/99.
La Sección II: Objetivos y Organización Institucional de la Gestión Ambiental, está dirigida al uso interno de las diferentes áreas de la DNV. Incluye los
En relación con los aspectos institucionales
aspectos de política ambiental, responsabilidades,
Resolución Nº 529/99 A.G. Aprobación Organigra-
procedimientos operativos, objetivos ambientales
ma y las Acciones correspondientes a la División
que se persiguen en cada fase del ciclo del proyecto,
instancias de control de la gestión ambiental y estrategias de relación con la comunidad.
Diversos temas como un glosario ambiental, el mar-
Resolución Nº 92/02 A.G. Creación de los Centros
de Gestión Ambiental (CEGA).
16 | MANUAL DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRAS VIALES | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
En relación con la participación pública
Pliego General de Bases, Condiciones y Especifica-
Reglamento de Audiencias Públicas, aprobado por
ciones Técnicas para la Licitación de Contratos de
la Dirección Nacional de Vialidad por Resolución
Recuperación y Mantenimiento de Carreteras DNV
690/05 A.G. Aspectos Relevantes a tener en cuen-
(Contratos CREMA).
ta para la Convocatoria a Audiencias Públicas.
En relación con aspectos contractuales
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, Dirección Nacional de Vialidad, 1998, aprobado por
Resolución Nº 616/03.
MANUAL DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRAS VIALES | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 17
Banco Interamericano de Reconstrucción y Desarrollo
Centro de Gestión Ambiental Distrital de la DNV
División Gestión Ambiental de la DNV
Dirección Nacional de Vialidad de la República Argentina
Estudio Ambiental Expeditivo
Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales de la DNV. Año 2007
Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales de la DNV. Año 1993
Plan de Manejo Ambiental para el Mantenimiento
Plan de Manejo Ambiental para la Operación
Unidad Ambiental de la Dirección Nacional de Vialidad
MANUAL DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRAS VIALES | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 19
Presentación de la Sección II
La Sección II: Objetivos y Organización Institucio-
Estudio Ambiental Expeditivo.
nal de la Gestión Ambiental, está dirigida al uso in-
Esta Sección incluye tres anexos con la finalidad de
terno de las diferentes Gerencias, Subgerencias y
clarificar o profundizar contenidos específicos:
Distritos de la DNV.
I. Resolución DNV Nº 690/05: Reglamento General
Incluye los aspectos de política ambiental, responsa-
bilidades, procedimientos operativos, objetivos ambientales que se persiguen en cada fase del ciclo del
proyecto, instancias de control de la gestión ambien-
II. Guía de Procedimientos y Contenidos para la Revisión de los Estudios Ambientales.
tal, estrategias de relación con la comunidad, participación pública, Evaluación Ambiental Estratégica y
III. Ficha General del Estudio Ambiental Expeditivo.
MANUAL DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRAS VIALES | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 21
Objetivos y Organización Institucional
SECCIÓN II - OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL
Las Políticas Ambientales de la Dirección Nacional de Vialidad
La Unidad Ambiental, la División Gestión Ambiental y los Centros
Estructura organizacional y operacional de la Gestión Ambiental en la DNV
La División Gestión Ambiental
Los Centros de Gestión Ambiental (CEGA)
Gestión Ambiental de las Obras Viales ante otras jurisdicciones
Procedimientos Generales de Funcionamiento Operativo de la DGA
Etapa de Planeamiento
Participación Pública: Marco Conceptual
Guía para la consulta a las Autoridades y Actores Locales Clave
Destinatarios y alcances
Autoridades de la Audiencia Pública
Instancias de la Audiencia Pública
4.4.4.2. Desarrollo de la Audiencia
4.4.4.3. Informe Final y Resultados
Expediente de la Audiencia Pública
OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL | 25
La Evaluación Ambiental Estratégica y el Estudio Ambiental Expeditivo
5.2.2. Contenido y Metodología: Ficha General del EsAE
5.2.3. Caracterización del Proyecto y su entorno
Categorización del Proyecto y nivel de detalle del EsIAP
Asignación de recursos para los Estudios Ambientales
Modelos de Términos de Referencia para los Estudios Ambientales
Modelo de Términos de Referencia para el Estudio de Impacto Ambiental
Estructura de la Unidad Ambiental
Procedimientos de Gestión Ambiental en la fase de Planeamiento
Procedimientos de Gestión Ambiental en la fase de Anteproyecto
Procedimientos de Gestión Ambiental en la fase de Proyecto Definitivo
Procedimientos de Gestión Ambiental en la fase de Construcción
Procedimientos de Gestión Ambiental en la fase de Mantenimiento
Requerimientos de EsIA
26 | MANUAL DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRAS VIALES | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
1. Las Políticas Ambientales de la Dirección
cada participante dentro de la estructura de la DNV.
La definición de las Políticas Ambientales de la DNV
En el proceso de elaboración de las Políticas Ambien-
se ha realizado en forma conjunta con la División
tales de la DNV conducido por la División Gestión
Gestión Ambiental y ha sido convalidada en un Taller
Ambiental se ha tomando como antecedentes:
para la definición de Políticas Ambientales de la DNV
en diciembre 2005, con participación de los responsables de las distintas áreas de la DNV.
La Constitución Nacional (ver ítem 1.3.1 de la Sección I - Parte A de este Manual).
La Ley Nacional 25675/02 Ley General del Ambiente
(ver ítem 1.3.2. de la Sección I - Parte A de este Manual).
Este Taller tuvo una importante respuesta participati-
La Ley Nacional 25831/03 de Régimen de Libre Ac-
va por parte de los asistentes. Como resultado del
ceso a la Información Pública Ambiental (ver ítem
análisis de los aportes entregados por escrito y de
2.2.2. de la Sección I - Parte A de este Manual).
las observaciones y preguntas efectuadas durante la
El Decreto 1172/03 de Mejora de la Calidad de la
etapa de discusión abierta realizada en el Taller, se lo-
Democracia y de sus Instituciones (ver ítem 2.2.2. de
gró la consolidación de los contenidos de las Políti-
la Sección I - Parte A de este Manual).
cas Ambientales. Se destacó como resultado el inte-
La Resolución 690/05 AG DNV que aprueba el Re-
rés en las temáticas relacionadas con la Gestión Am-
glamento General de Audiencias Públicas (ver Ane-
biental, la diversidad y valor de los aportes recibidos,
xo I de esta Sección II).
acordes a la formación y desempeño profesional de
Los Lineamientos Estratégicos de Gestión de la
OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL | 29
Secretaría de Obras Publicas de la Nación (disponibles en el sitio web de la Secretaría www.obras
publicas.gov.ar/lineamientos.php).
POLÍTICAS AMBIENTALES DE LA DNV
Las Funciones de la DNV (ver ítem 2.1.1. de la Sección I - Parte A de este Manual).
Participar, desde el sector vial, en la planificación y eje-
La correcta implementación de las Políticas Ambien-
cución de las Políticas Nacionales en materia de ambien-
tales de la Dirección Nacional de Vialidad debe contri-
te y desarrollo sustentable.
buir al mejoramiento del diseño y funcionalidad de
Articular e integrar la gestión ambiental del sector vial
las obras viales y a la reducción de sus costos globa-
nacional con la gestión ambiental de las jurisdicciones
les, minimizando imprevistos, atenuando conflictos
sociales y ambientales y concurriendo a la preserva-
Impulsar desde el sector vial, la integración de las iniciati-
ción de la obra y del ambiente en el marco de la equi-
vas y acciones nacionales, provinciales, municipales y pri-
dad social y del desarrollo sustentable.
vadas del país en materia vial, de forma sustentable.
Fortalecer un marco regulatorio sobre las acciones de la
DNV tendientes a consolidar la Gestión Ambiental del
sector vial, para garantizar un ambiente sano.
Consolidar la incorporación de la dimensión ambiental y
los objetivos del desarrollo sustentable, en la planificación global de la red vial nacional, adecuando los instrumentos de gestión a la complejidad del proyecto y a la
sensibilidad del medio receptor.
Incorporar en la planificación y programación de obras viales,
las previsiones correspondientes de protección ambiental en
las etapas de diseño, ejecución, operación y mantenimiento.
Adoptar la aplicación de procedimientos de EIA, en forma
previa a la ejecución de toda obra vial en el territorio de la
Nación que sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la
población en forma significativa.
Adoptar la instrumentación de procedimientos de Participación Pública para promover: a) el acceso a la Información resultante de los EsIA. b) la recepción y consideración de las
opiniones y requerimientos de los actores sociales involucrados, según la pertinencia y necesidades del proyecto.
Consolidar la incorporación de los aspectos ambientales
en las funciones de Supervisión y Auditoria de la DNV.
Promover la capacitación en el tema ambiental para el
personal de la DNV, consultoras, empresas contratistas y
Promover el desarrollo y aplicación de Tecnologías de
Producción Limpia en el sector vial.
30 | MANUAL DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRAS VIALES | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
1. Las Políticas Ambientales de la Dirección Nacional de Vialidad
OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL | 31
2. La Unidad Ambiental, la División Gestión
Ambiental y los Centros de Gestión Ambiental
2.1. Estructura organizacional y operacional de la
Gestión Ambiental en la DNV
nes y funciones:
> Participar en la elaboración y actualización periódi-
La Gestión Ambiental en la DNV se enmarca en la Ge-
ca de los pliegos licitatorios de manera que los re-
rencia de Planeamiento, Investigación y Control. Den-
querimientos de preservación. y protección am-
tro de la Subgerencia de Investigación y Desarrollo
biental (prevención y mitigación) sean incorporados
funciona la Unidad Ambiental (Figura 1, pág. 34), inte-
en forma operativa.
grada por la División Gestión Ambiental (DGA), creada por Resolución A.G. N° 1486/94, y los 24 Centros
> Participar en los diferentes estudios ambientales
de Gestión Ambiental (CEGA), constituidos por la Re-
a lo largo de las diferentes etapas del proyecto vial.
solución A.G. N° 092/02.
En el marco de la Evaluación Ambiental Expeditiva,
en especial entiende en la identificación de la cate-
2.1.1. La División Gestión Ambiental
goría de evaluación de impacto ambiental prelimi-
La DGA, integrada interdisciplinariamente, se ocupa
nar y/o detallada que se requiera y su cronograma.
formalmente de la gestión ambiental vial dentro de la
Subgerencia de Investigación y Desarrollo.
> Asistir a los Distritos.
Desde el punto de vista ambiental, y según la Reso-
> Promover la capacitación y asesoramiento de su
lución AG N° 529/99, la DGA tiene entre sus misio-
OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL | 33
> Promover acciones de información y educación
para contratistas, concesionarios o terceros.
> Efectuar la recopilación para la formación de un
archivo de datos ambientales necesario para la
correcta gestión ambiental de la obra vial.
> Entender en la formulación de Convenios Marco
y anexos específicos y coordinar acciones con
otros organismos Nacionales, Provinciales o Municipales y Privados.
> Entender en la elaboración del registro, califica-
ción y selección de las firmas consultoras y consultores independientes que realizarán las evaluaciones de impacto ambiental.
Figura 1. Estructura de la Unidad Ambiental.
> Asesorar a los Distritos en la gestión de los recla-
mos de la comunidad referidos a la temática de
preservación y protección del medio ambiente.
> Participar en la capacitación y asesoramiento de
los Distritos y sus proveedores en relación a bueLa Resolución 529/99 crea dentro de la estructura de
nas prácticas ambientales de construcción, man-
la División Gestión Ambiental dos Secciones:
tenimiento y operación.
Sección Impacto Ambiental (SIA)
Se ocupa de la evaluación de los impactos ambientales
> Elaborar, supervisar y /o auditar Planes de Ma-
nejo Ambiental para las Etapas de Construcción,
Sección Mitigación Ambiental (SMA)
Se ocupa de los aspectos vinculados a las medidas
> Participar y/o auditar registros base cero, monito-
reos y verificación de medidas de remediación en
sitios afectados por la construcción y/o manteni-
2.1.2. Los Centros de Gestión Ambiental (CEGA)
miento de obras.
Los Centros de Gestión Ambiental (CEGA), creados en
cada uno de los 24 Distritos de Jurisdicción de la DNV,
están constituidos por un Coordinador y su Alterno.
> Asesorar a los Supervisores de Obra sobre me-
didas de mitigación.
Las relaciones entre los CEGA y la DGA se efectúan
> Coordinar y/o auditar la tramitación de los per-
a través de comunicaciones formales dirigidas al Je-
misos y licencias ambientales requeridos por la le-
fe de Distrito correspondiente. También se imple-
mentan comunicaciones generales por “Nota Circular” para todos los CEGA.
> Coordinar la elaboración de los Informes Am-
Sus misiones y funciones fundamentales, estableci-
bientales requeridos por la Unidad Auditoria Inter-
das en la Resolución 092/02, son:
na de la DNV.
34 | MANUAL DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRAS VIALES | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
2. La Unidad Ambiental, la División Gestión Ambiental y los Centros de Gestión Ambiental
> Participar en Auditorias Ambientales.
> Participar en la incorporación de consideraciones
ambientales en los manuales de diseño, construc> Promover acciones de información y educación
ción, mantenimiento e inspección de obras viales.
sobre aspectos ambientales del mantenimiento
de la zona de camino para personal del Distrito,
> Mantener contacto con las Autoridades Am-
bientales Provinciales y con las UA de las Direcciones Provinciales de Vialidad para coordinar es-
> Participar y atender los pedidos de informes sec-
fuerzos en la gestión ambiental del sistema vial.
toriales, inspecciones y requerimientos de las
entidades gubernamentales competentes en la
2.2. Gestión Ambiental de las Obras Viales ante
> Procurar mecanismos para disponer de una base
Las relaciones de la DNV con la Gestión Ambiental
de datos actualizada sobre la legislación ambiental
de las jurisdicciones provinciales y nacionales se de-
provincial, las áreas naturales protegidas existen-
sarrollan dentro de las condiciones impuestas por la
tes y sus planes de manejo, las comunidades indí-
Constitución Nacional, el Pacto Federal Ambiental, la
genas, etc.
legislación nacional y provincial y los mismos procedimientos operativos de la DNV.
> Apoyar y promover la participación de los ciuda-
danos en la toma de decisiones y en la selección de
En tanto, según establece la Constitución Nacional,
trazas y formulación de los proyectos (reuniones
“(...) corresponde a las provincias el dominio origina-
con las comunidades, audiencias publicas, etc).
rio de los recursos naturales existentes en su territorio” (art. 124) y son éstas quienes ejercen jurisdic-
> Participar en los diferentes estudios ambientales,
ción y retienen el poder de policía en materia am-
en especial en los Estudios Ambientales Expediti-
biental y ejecutan la política ambiental nacional. Es
vos y en la elaboración de los Informes de los As-
imprescindible que la gestión ambiental de las obras
pectos Ambientales de los diferentes sistemas de
viales de la DNV se relacione e interactúe con las ju-
Gestión Vial de la DNV.
risdicciones en las cuales se ejecutarán dichas obras.
OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL | 35
3. Procedimientos Generales de
Funcionamiento Operativo de la DGA
Los procesos de revisión y ajuste.
En los ítems siguientes se presentan los procedimien-
Los procesos consultivos e instancias de partici-
tos generales de funcionamiento de la Gestión Ambiental de las Obras Viales, y se identifican las alterna-
pación pública.
tivas de integración de los diferentes Estudios Ambientales a lo largo del Ciclo de Proyecto de la Obra
Vial con la gestión general de la DNV y de otras institu-
3.2. Etapa de Planeamiento
ciones gubernamentales y no gubernamentales.
En la Figura 2 (pág. 38) se presentan los procedimientos generales de gestión ambiental para la Etapa
Para cada una de las Etapas del Ciclo del Proyecto, y
de Planeamiento Tarea Vial Planificación. El Instru-
según las Tareas Viales asociadas (ver ítem 3.1.2 de
mento de Evaluación y Gestión Ambiental asociado a
la Sección I - Parte A), se presenta un diagrama de
esta fase es la Evaluación Ambiental Estratégica
flujos (Figuras 2 a 6) que indica:
(EAE) y Estudio Ambiental Expeditivo (EsAE).
Las unidades administrativas participantes por
la DNV, en especial la DGA y la UA.
La finalidad de la EAE y del EsAE (ver Capítulo 5 de
Los instrumentos de Evaluación y Gestión Am-
esta Sección), cuya aplicación en la Etapa de Planea-
miento es de escala regional (en especial la EAE), es
Los documentos contractuales.
que la DNV obtenga en forma expeditiva y sencilla
OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL | 37
Figura 2. Procedimientos de Gestión Ambiental en la fase de Planeamiento
1 ver item 5.1 de la Sección II del MEGA II
unidades administrativas de la DNV
procesos consultivos y partiucipación pública
2 ver item 5.2 de la Sección II del MEGA II
instrumentos de Evaluación y Gestión Ambiental
proviene de la fase anterior
38 | MANUAL DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRAS VIALES | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
3. Procedimientos Generales de Funcionamiento Operativo de la DGA
dos diagnósticos ambientales preliminares de la obra
Obra y estudios a realizar, se estipularán los plazos y
con un nivel creciente de profundidad.
tipo de documentación a entregar por el Consultor.
La consideración del marco legal está referida espe-
Se determinarán también los especialistas que de-
cialmente a verificar y analizar las condicionantes
berán participar en los estudios, lo cual permitirá
que éste impone a la zona, en función de su ordena-
cuantificar el costo de los mismos.
miento territorial, jurisdicciones intervinientes y usos
del suelo dominantes (por ejemplo, ANP o territorios
Adjudicados los Estudios, la DGA o UA en relación
rurales o urbanos con Códigos de Planeamiento) con
con los CEGA involucrados, asesorará sobre aspec-
respecto al trazado de la Obra.
tos ambientales y Medidas de Mitigación posibles a
la Consultoría que realiza el EsIAP.
En base a toda esta información se estimarán los po-
Según las características del Proyecto, y en función
tenciales efectos negativos de la obra sobre el medio
del marco legal vigente (nacional, provincial o munici-
ambiente y el nivel de detalle del estudio requerido
pal), una vez aprobado el Estudio, la DGA o UA en tra-
posteriormente para su adecuado manejo (Estudio
bajo conjunto con el Distrito deberán implementar
de Impacto Ambiental Preliminar - EsIAP).
los mecanismos para realizar el Proceso Consultivo
Específico con Autoridades y Actores Locales Clave.
Como resultado de la EAE y del EsAE, la DGA o UA
le asigna a la Propuesta una de cuatro categorías, en
En la Figura 4 (pág. 41) se presentan los procedi-
base a la naturaleza y magnitud de los impactos po-
mientos generales de gestión ambiental para la Eta-
tenciales y a la sensibilidad del medio ambiente re-
pa de Proyecto Tarea Vial Proyecto Definitivo. El Ins-
ceptor, y se determina la necesidad de elaborar el
trumento de Evaluación y Gestión Ambiental asocia-
EsIAP (ver ítem 5.2.3.1).
do a esta fase es el Estudio Ambiental (EsIA).
En los TdR para la contratación del Proyecto Definitivo
3.3. Etapa de Proyecto
que se entregan a las Consultoras deberá incluirse el
En la Figura 3 (pág. 40) se presentan los procedimien-
EsIAP realizado previamente. En cada caso, en función
tos generales de gestión ambiental para la Etapa de
de la complejidad de la obra y estudios a realizar, se es-
Proyecto, Tarea Vial Anteproyecto. El Instrumento de
tipularán los plazos y tipo de documentación a entregar.
Evaluación y Gestión Ambiental asociado a esta fase
es el Estudio Ambiental Preliminar (EsIAP).
En base a la tipología de Obra Vial (según componentes y acciones de la misma) y la sensibilidad del me-
La DGA o UA y el Distrito deben definir los aspectos
dio receptor, se requerirá diferente profundidad (al-
ambientales que deben ser desarrollados en el EsI-
cance detallado o alcance parcial o de menor detalle)
AP, destacando y especificando en forma más deta-
en los Estudios de Impacto Ambiental para el Proyec-
llada aquellos aspectos que surgieron como más crí-
to Definitivo (Cuadro 1, pág. 42).
ticos en la EAE y el EsAE.
Se consideran de alta sensibilidad áreas de comuniLas Subgerencias y Divisiones de las Gerencias de
dades indígenas, áreas naturales protegidas, áreas in-
Planeamiento, Investigación y Control y Obras y Ser-
volucradas en convenios internacionales (RAMSAR,
vicios Viales, definirán los aspectos económicos y de
Reservas sobre el Programa del Hombre y la Biosfera
ingeniería y el Organismo Financiador definirá los as-
de la UNESCO, Sitios de patrimonio mundial) además
pectos financieros generales a considerar.
de los sitios designados como patrimonio cultural por
En cada caso, y en función de la complejidad de la
la legislación de la jurisdicción correspondiente.
OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL | 39
Figura 3. Procedimientos de Gestión Ambiental en la fase de Anteproyecto
40 | MANUAL DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRAS VIALES | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
Figura 4. Procedimientos de Gestión Ambiental en la fase de Proyecto Definitivo
OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL | 41
CUADRO 1. REQUERIMIENTOS DE ESIA
TIPOLOGÍA DE OBRA VIAL (*)
EsIA detallado
Sólo Plan de
EsIA de menor detalle
Obras Nuevas: Incluyen una nueva traza y requieren expropiaciones de tierras para todo el tramo o parte del mismo. Incluyen
nuevos proyectos viales, construcción de circunvalaciones (“by passes”) y rectificaciones de traza.
Obras de Mejoramiento: Se refieren al mejoramiento del diseño de la vía, como ampliación de banquinas, mejoramiento de
curvas o reforzamiento de puentes. También se trata de obras que implican un cambio de categoría, en función de su jerarquía, de camino secundario a primario, o en función del tipo de pavimento, como duplicación de calzada, cambio en la superficie de rodadura o ampliación de intersecciones. La mayoría se realiza en la traza existente o en la zona de camino. Las obras
de mejoramiento pueden dividirse en dos tipos, que implican diferentes requerimientos de EsIA según la sensibilidad del
medio receptor. El tipo 1 incluye el aumento de nuevos carriles, adición de nuevos carriles en zonas de pendiente, cambio
en la superficie de rodadura. El tipo 2, la ampliación de bermas, banquinas, mejoramiento de curvas, reforzamiento de puentes, ampliación de intersecciones.
Obras de Mantenimiento: Se relacionan con la realización de trabajos de rutina en la estructura existente para mantener
buenas condiciones de servicio, como bacheo y limpieza de drenajes, señalización y mantenimiento de puentes.
3.4. Etapa de Obra
3.5. Etapa de Mantenimiento y Operación
En la Figura 5 se presentan los procedimientos ge-
En la Figura 6 (pág. 44) se presentan los procedimien-
nerales de gestión ambiental para la Etapa de Obra,
Tarea Vial Construcción. El Instrumento de Evalua-
Obra, Tarea Vial Mantenimiento y Operación. El Ins-
ción y Gestión Ambiental asociado a esta fase es el
Plan Manejo Ambiental para la Construcción
do a esta fase es el Plan Manejo Ambiental para el
Mantenimiento (PMAm) y la Operación (PMAo).
42 | MANUAL DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRAS VIALES | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
Figura 5. Procedimientos de Gestión Ambiental en la fase de Construcción
OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL | 43
Figura 6. Procedimientos de Gestión Ambiental en la fase de Mantenimiento y Operación
44 | MANUAL DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRAS VIALES | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL | 45
4. Relaciones Intersectoriales
un desarrollo equitativo y ambientalmente sano. La
Las relaciones intersectoriales a lo largo de la ges-
sociedad civil incluye toda la gama posible de actores
tión ambiental del Ciclo de Proyecto de la Obra Vial,
involucrados: las personas, el sector privado, el sec-
incluyen la interacción de la DNV con:
tor laboral, los partidos políticos, los científicos y pro-
fesionales y las organizaciones no gubernamentales,
Otros organismos del gobierno nacional (APN,
La participación pública se refiere a toda interacción
etc.), provincial (autoridades ambientales y secto-
entre el gobierno y la sociedad civil e incluye el pro-
riales como por ejemplo los responsables de la
ceso mediante el cual las partes inician un diálogo,
gestión de los recursos hídricos y de la entrega de
establecen alianzas, comparten información e inte-
los correspondientes permisos de usos de los re-
ractúan para diseñar, ejecutar y evaluar políticas, pro-
cursos naturales) o municipal (intendentes, etc.)
yectos y programas de desarrollo.
(ver ítem 2.2 de esta Sección del Manual).
Los Principios Rectores de la Participación Pública1
han sido enunciados de la siguiente manera:
4.2. Participación Pública: Marco Conceptual
Mediante el fortalecimiento de la participación públi-
Estrategia Interamericana para la Promoción de la Participa-
ca en las decisiones y políticas sobre la gestión del
ción Pública en la Toma de Decisiones sobre Desarrollo Sos-
medio ambiente y los recursos naturales, los gobier-
tenible, OEA. Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Am-
nos y la sociedad civil pueden contribuir al logro de
biente. Washington, D.C., 2001.
OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL | 47
> Proactividad. La participación pública requiere que
> Respeto por los aportes del público. La participa-
los gobiernos y la sociedad civil tomen iniciativas
ción ciudadana sólo será efectiva y eficiente si exis-
en concordancia con sus respectivos papeles para
te la seguridad que, en el proceso de toma de deci-
desarrollar su potencial máximo y enriquecer el
siones, las contribuciones derivadas de la imple-
proceso de toma de decisiones para el desarrollo
mentación de diversos mecanismos para la partici-
pación son evaluadas, analizadas y consideradas
adecuada y efectivamente.
> Inclusión. La plena participación de todos los inte-
resados y/o afectados por temas de desarrollo sos-
Entre los mecanismos o instancias de participación pú-
tenible es esencial para lograr soluciones durables.
blica se encuentran los Procesos Consultivos y las Au-
Se debe realizar esfuerzos especiales para incluir la
diencias Públicas, cuyos aspectos generales fueron ya
participación del sector privado, y para crear igual-
presentados en el ítem 2.2 de la Sección I - Parte A.
dad de oportunidades para todo grupo vulnerable
(grupos minoritarios, étnicos, mujeres, etc.).
> Responsabilidad compartida. Los gobiernos y la
sociedad civil deberían compartir equitativamente
los compromisos, costos y beneficios del desarrollo, teniendo en cuenta los distintos niveles de vul-
nerabilidad social.
> Apertura a través de todo el proceso. La partici-
pación extensa y continua durante todo el proceso
de diseño, ejecución y evaluación de proyectos, po-
Apertura a través de todo el proceso
líticas o programas, inspira nuevas ideas y conoci-
mientos, legitima las decisiones y enriquece los re-
Respeto por los aportes del público
> Acceso. La participación de la sociedad civil en de-
cisiones sobre desarrollo es fundamental para lograr soluciones duraderas. Para participar en forma
4.3. Procesos Consultivos
efectiva, los ciudadanos deberían tener acceso
Los Procesos Consultivos son un mecanismo por
oportuno en los diversos niveles de gobierno, a la
medio del cual se convoca a las Autoridades y Acto-
información, al proceso político y al sistema judicial.
res Locales Clave para presentar el concepto del proyecto, recoger información sobre las expectativas y
> Transparencia. Alianzas productivas entre la socie-
aspiraciones de la sociedad civil de la región sobre el
dad civil y el gobierno requieren que ambos sean
mismo, conocer la inserción del proyecto en el esce-
confiables y transparentes. La transparencia de to-
nario local y definir preliminarmente los alcances de
das las partes involucradas en un proceso de toma
los estudios necesarios.
de decisiones facilita una participación más signifi-
La aplicación de los Procesos Consultivos deberá ser
cativa al asegurar que las motivaciones y objetivos
determinado por la DGA en función de los antece-
sean explícitos y que toda la información necesaria
dentes del caso, la complejidad del proyecto y la sen-
sea confiable y disponible oportunamente.
sibilidad de las comunidades involucradas. Principal-
48 | MANUAL DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRAS VIALES | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
mente se aplica en las siguientes Etapas del Ciclo
Son consultas de carácter general e indagatorio.
Son coordinados por un especialista de la DGA, en
Etapa de Planeamiento, fase de Planificación (Fi-
el grupo ad-hoc interdisciplinario de la DNV.
gura 2, pág. 38).
En el marco de la realización de la Evaluación Am-
biental Estratégica (EAE) y del Estudio Ambiental
Son convocados por invitación directa en los casos
en que se juzgue conveniente.
Expeditivo (EsAE) se realiza la Consulta a Autoridades Provinciales y Municipales y Actores Locales
Son realizados en el área del proyecto, en el lugar y
Clave. Los resultados de esta consulta constituyen
hora que permitan la asistencia de los involucra-
un aporte para la posterior elaboración de los TdR
dos; en caso de que las distancias no lo permitan,
para la contratación del Anteproyecto.
se realizará más de un evento, los cuales tendrán
lugar en puntos estratégicos de la traza vial.
Etapa de Proyecto, fase de Anteproyecto (Figura 3,
Una vez aprobado el Estudio de Impacto Ambiental
Permiten presentar el proyecto con esquemas, figuras e ilustraciones.
Preliminar (EsIAP), y según las características del
Proyecto, se realiza la Consulta a Autoridades Pro-
Deberá establecerse explícitamente, desde el ini-
vinciales y Municipales y Actores Locales Clave.
cio del evento, lo que se espera de la participación
Los resultados de esta consulta constituyen un
de las personas e instituciones y los mecanismos
aporte para la posterior elaboración de los TdR para
previstos para esa participación.
la contratación del Proyecto Definitivo.
Deberán establecerse los mecanismos a través de
Según la complejidad del emprendimiento vial, pue-
los cuales la población y las organizaciones civiles po-
den ser necesarias nuevas instancias de Proceso
drán participar a lo largo del desarrollo del Proyecto.
Consultivo, dirigido en forma más específica a las Autoridades y Actores Sociales clave vinculados directamente con los temas, lugares o aspectos de mayor
Deberá realizarse un registro del evento que será incluido en los estudios ambientales correspondientes.
sensibilidad o complejidad relacionados con el Proyecto, como por ejemplo durante la elaboración del
Diagnóstico Ambiental correspondiente al Proyecto
4.3.1 Guía para la consulta a las Autoridades y
Actores Locales Clave
A modo de guía se presenta a continuación una serie
de temas a desarrollar y consultas básicas en el mar-
En caso de que, como resultado de los Procesos
co de las entrevistas a las Autoridades Provinciales y
Consultivos se identificaran aspectos conflictivos que
Municipales y Actores Locales Clave.
requirieran eventuales cambios significativos del Proyecto, se evaluará la necesidad de realizar nuevas
Como se mencionó precedentemente, estas consul-
consultas para discusión y seguimiento de los estu-
tas podrán aplicarse, por ejemplo, en una instancia
dios técnicos de ingeniería y de evaluación ambiental.
de participación de Autoridades y Actores Locales
Clave en forma previa a la elaboración de los TdR,
A continuación se presentan las características y al-
con el objeto de ajustar los mismos a las característi-
cances generales de los Procesos Consultivos desa-
cas ambientales y socioeconómicas de las áreas
rrollados por la DNV:
atravesadas por el Proyecto.
OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL | 49
En términos generales deberían permitir:
Difundir preliminarmente el proyecto y dar a cono-
Valor de la tierra rural.
Opinión sobre las distintas alternativas de trazas
cer la voluntad de la DNV.
Recabar información sobre las expectativas y ne-
Para el caso de mejoramiento de obras viales, con-
cesidades de las comunidades involucradas, como
sulta sobre la dinámica de los tramos urbanos y ru-
los antecedentes obrantes en las mismas en rela-
rales del camino en relación a aspectos tales como
ción a la ruta existente, y en relación a la dinámica
seguridad vial, cruce de peatones, presencia de
urbana y de transporte de estas localidades.
Acordar respecto a cuáles deberían ser los principales temas y aspectos que ameritan ser conside-
4.4. Audiencias Públicas
rados en los trabajos de consultoría a contratar pa-
Los aspectos generales de las Audiencias Públicas
ra la elaboración de los estudios ambientales.
fueron ya presentados en el ítem 2.2 de la Sección I Parte A de este Manual.
Formular expeditivamente posibles soluciones
para problemas específicos (pasos urbanos, etc.)
Como ya fuera mencionado, la Audiencia Pública se
de manera que formen parte del universo de alter-
enmarca en la EIA de los proyectos viales como una
nativas a evaluar, atendiendo las preferencias de
instancia en la cual se habilita la participación ciuda-
las institucionales locales.
dana en el proceso de toma de decisiones, a través
de un espacio institucional en el que todos aquellos
Entre los aspectos que deberán incluirse en las con-
que puedan sentirse afectados por el proyecto, ma-
sultas y entrevistas se encuentran:
nifiesten su incertidumbre, duda, opinión, propuesta,
conocimiento o experiencia y presenten su perspec-
Existencia de planes de ordenamiento y uso del
tiva individual, grupal o colectiva respecto de la deci-
suelo, así como de proyectos urbanísticos.
sión a adoptarse.
Existencia de elementos de valor patrimonial, natu-
La Audiencia Pública es solo una instancia en el pro-
ral, cultural o turístico en la zona, tanto para ser te-
ceso de toma de decisión, ya que no es vinculante y
nidos en cuenta en relación a los posibles efectos
la responsabilidad acerca de la decisión final recae
de la obra o a fin de prever, como parte del proyec-
sobre la DNV.
to vial, los accesos o señalización informativa.
El Reglamento General de Audiencias Públicas de la
Aspectos de medio receptor natural que deberían ser
DNV constituye el marco general para el desarrollo
tenidos en cuenta en los estudios ambientales (ante-
de las Audiencias Públicas, el cual es puesto en vi-
cedentes de anegamientos en el área, aludes, etc.).
gencia por la Resolución DNV N° 690/05.
Uso del suelo en las áreas a afectar y posible exis-
ver Anexo I de la Sección I - Parte A del MEGA II.
tencia de conflictos por expropiaciones.
El formato y estructura de la participación a través de
Modo de integración económica y relevancia del
Audiencia Pública deberá adecuarse a las caracterís-
paso de la obra vial por el municipio, etc.
ticas y envergadura del proyecto y deberá tener en
50 | MANUAL DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRAS VIALES | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
cuenta las exigencias regulatorias locales que pue-
aprobación por parte de las autoridades provinciales.
dan ser requeridas.
En aquellos casos donde exista legislación local que
prevea la Audiencia Pública u otro mecanismo de
4.4.1. Convocatoria a Audiencias Públicas
participación, se debe responder a la mayor exigen-
La realización de la Audiencia Pública se aplica princi-
cia establecida por las normas de las distintas juris-
palmente una vez finalizado el EsIA sobre el diseño
dicciones para dar cabal cumplimiento con la exigen-
definitivo y en forma previa a su aprobación (Figura 4,
cia del procedimiento de EsIA. En algunos casos la
pág. 41). Está orientada a exponer a la comunidad los
Audiencia Pública tiene carácter obligatorio, y en
principales impactos ambientales detectados, una
otros, facultativo. Cabe recordar que en estos últi-
vez definido el proyecto ejecutivo y las correspon-
mos casos se torna obligatorio por imperio de Ley
dientes medidas de mitigación previstas.
En los casos en que la complejidad del Proyecto y la
4.4.2. Destinatarios y alcances
sensibilidad del medio receptor (especialmente desde
La Audiencia Pública está dirigida a públicos o audito-
el punto de vista social) lo requiera, podrá realizarse
rios amplios y sesiones de discusión de temas espe-
más de una instancia de Audiencia Pública, en diferen-
cíficos, tales como: los impactos sobre el medio na-
tes momentos del Ciclo de Proyecto o con diferentes
tural, la relocalización de personas, la interferencia
destinatarios y nivel de avance en la información (por
con actividades productivas, el impacto a las comuni-
ejemplo, durante la etapa de análisis de factibilidad).
dades étnicas, la preservación del patrimonio histórico, cultural y arqueológico; el ordenamiento del uso
Como ya fuera mencionado en la Sección I de este
y ocupación del suelo, entre otros.
Manual, la DNV podrá convocar a Audiencia Pública
en cualquiera de los siguientes supuestos, siempre y
En los casos necesarios, este procedimiento será
cuando la Provincia donde se desarrolle el proyecto
realizado conjuntamente con la gestión ante organis-
no cuente con legislación ambiental específica sobre
mos y entidades involucradas en el manejo de los te-
EIA o sobre la realización de consultas públicas:
mas especializados y tendrán como objetivo principal la obtención de datos e información, la discusión
Proyectos de obra que impliquen selección de tra-
y negociación de medidas que serán propuestas en
za nueva o duplicación de calzada.
los Planes de Manejo socio ambiental y el establecimiento de los acuerdos y convenios requeridos para
Proyectos de recuperación y/o mejoramiento sin
la implementación de las medidas propuestas.
modificación de traza que atraviesen áreas de ocupación intervenida, o que impliquen el reasenta-
Es primordial dar un lugar estratégico a los mecanis-
miento de personas y/o actividades económicas y
sociales debido a invasiones de la zona de camino.
Incrementen la transparencia de los actos de gobierno.
Permitan un igualitario acceso a la información.
Amplíen la participación de la sociedad en los pro-
Proyectos en cuyas áreas se encuentren comunidades indígenas o ecosistemas frágiles y/o
La mayoría de las Provincias ha establecido marcos
cesos decisorios de la administración y del sector
regulatorios ambientales y la necesidad de realizar
empresarial implicado en la proyección y ejecución
una Audiencia Pública al finalizar el EsIA y previo a su
OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL | 51
Las instancias previas de Procesos Consultivos con
las Autoridades y Actores Locales Clave, preparan el
Es el Jefe de Distrito correspondiente. Su función es
escenario de la Audiencia Pública. Se debe llegar a
ser el interlocutor entre los participantes de la Au-
dicha instancia con la formulación de preguntas acor-
diencia Pública y las Autoridades de la DNV durante
des a la envergadura del Proyecto, y evitando el con-
la Etapa Preparatoria y una vez finalizada la Audiencia
flicto que genera durante el acto el establecimiento
Pública. Es responsable de que la documentación
de las distinciones entre inscriptos y no inscritos en
sea exhibida correctamente, de asegurar que los in-
teresados puedan inscribirse y de confeccionar los
Informes de Cierre una vez finalizada la Audiencia.
Las instancias previas relevan las lógicas locales para
lograr una construcción adecuada de la información a
Para cada Audiencia Pública se deberá designar un
ser difundida. Uno de los casos emblemáticos en este
Redactor de Actas entre las autoridades presentes.
sentido se corresponde para el caso de Audiencias Públicas de EIA en territorios de Comunidades Indígenas.
4.4.4. Instancias de la Audiencia Pública
En dichos casos se requiere tomar en cuenta el uso de
Según el Reglamento General de Audiencias Públi-
su propia lengua y lenguaje en la intervención, contar
cas de la DNV, existen tres instancias en el procedi-
con traductores para toda la audiencia y /o profesiona-
miento de Audiencia Pública:
les que favorezcan una comunicación adecuada.
La convocatoria debe ser efectiva y respetar las for-
mas locales de comunicación (diarios de circulación
nacional y local, radio y/o televisión, carteleras públicas, entre otras) para asegurar que las convocatorias
Ver Anexo I de esta Sección II.
4.4.3. Autoridades de la Audiencia Pública
4.4.4.1. Etapa Preparatoria
Las Autoridades de la Audiencia Pública son:
Es la que transcurre desde el momento de la publicación de la convocatoria hasta el día en que efectiva-
mente se lleva a cabo la Audiencia Pública.
Es la máxima autoridad de la Audiencia Pública y
cuenta con amplias facultades para asegurar el co-
Durante esta etapa se inicia un Expediente (ver ítem
rrecto desarrollo de la misma.
4.4.5) en el que deberán documentarse todas las actua-
Su función es actuar como moderador, establecien-
ciones que se lleven a cabo en el marco de la Audiencia.
do los tiempos de exposición de los oradores, dando lugar a la formulación de preguntas, admitiendo
La Audiencia debe convocarse a través de una Reso-
la presentación de documentación, entre otras.
lución del Administrador General de la DNV. Con una
antelación no menor a treinta días corridos la convo-
Es designado por el Administrador General de la
catoria se publicará durante dos días corridos en el
DNV. Tradicionalmente se ha invitado a un funciona-
Boletín Oficial, en un diario de mayor circulación del
rio provincial para desempeñar este cargo. Una ma-
orden nacional, en el sitio web de la DNV y en los
yor ecuanimidad en el ejercicio de la moderación
principales diarios o medios de difusión de la zona
requiere un perfil que, conociendo el tema vial, no
donde se realizará el Proyecto. Es muy importante
esté involucrado con intereses parciales dentro del
que la convocatoria tenga una amplia y efectiva difu-
Proyecto en evaluación.
sión a fin de asegurar la participación de los involu-
52 | MANUAL DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRAS VIALES | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
crados. Se sugiere efectuar invitaciones personales
sición o un alegato durante el acto puedan inscribirse y
a funcionarios nacionales y provinciales, represen-
acompañar documentación. Es importante aclarar que
tantes de organizaciones no gubernamentales, etc.
la Audiencia Pública puede ser presenciada por el público en general, pero solamente aquellos que se hayan
Es preciso tener definido, previamente a la publica-
inscripto en el mencionado Registro podrán hacer uso
ción, el lugar en el que se llevará a cabo dicho even-
de la palabra. Quienes no se hayan registrado podrán
to. Es fundamental que el sitio que se elija se en-
participar únicamente a través de la formulación de pre-
cuentre próximo a la zona del Proyecto a fin de posi-
guntas por escrito que serán recogidas y contestadas
bilitar la asistencia de la comunidad involucrada. De-
al finalizar la intervención de las personas registradas.
be tenerse en cuenta que en el local debe poder instalarse equipo de sonido y grabación, proyectores de
El sitio de exposición de la documentación y del Re-
imágenes, cámaras de video, etc.
gistro de Participantes podrá ser el Distrito correspondiente, un campamento cercano, el Municipio, la
Durante la Etapa Preparatoria se deben exponer los
sede de otra institución pública local, etc., siempre
antecedentes del Proyecto y el EsIA para que pue-
que cumpla con la condición de estar en el área del
dan ser consultados por los interesados. En el lugar
Proyecto o ser accesible para la comunidad.
en donde esté ubicada la documentación del Proyecto se debe brindar la mayor colaboración al público,
facilitando el acceso y la consulta de la información.
A la Audiencia Pública concurren las personas res-
Asimismo, se debe implementar un Registro de Partici-
ponsables del Proyecto en representación de la DNV,
pantes para que aquellos que deseen realizar una expo-
los consultores elaboradores del Proyecto y del EsIA,
OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL | 53
funcionarios municipales y provinciales, represen-
tes, solicitándoles la firma del Acta que reflejará lo
tantes de las instituciones financiadoras y toda otra
ocurrido en la Audiencia y cuya redacción estará a car-
institución que intervenga en el diseño y ejecución
go del Secretario de Actas designado previamente.
del Proyecto, la comunidad local, ONG´s, etc.
El Presidente es el encargado de la apertura del Acto
Si bien la Audiencia Pública es no vinculante, el obje-
y de informar al público presente acerca del objeto
to de la misma es recoger información y aportes de
de la Audiencia Pública. Asimismo, debe efectuar
la comunidad a fin de que estos puedan enriquecer
una breve exposición acerca del procedimiento a se-
guir durante la reunión.
Todas las propuestas, aportes y solicitudes que surUna vez cumplido esto, da lugar a los responsables
jan en la Audiencia Pública deben ser analizadas y
del proyecto para que efectúen la exposición del mis-
evaluadas por la DNV. Si las mismas son desechadas
mo. Generalmente concurren varios profesionales
esto deberá ser debidamente justificado. Los resul-
que pueden exponer y luego ampliar las informacio-
tados de la Audiencia serán publicados en el sitio
nes solicitadas. Con respecto a la explicación del
web de la DNV y notificados personalmente a las
Proyecto, se trata de que, si bien sea breve, tenga la
personas inscriptas que hayan efectuado exposicio-
suficiente amplitud para beneficio de quienes no ha-
nes en la Audiencia Pública.
yan consultado la documentación puesta en exposi-
En un plazo de diez días corridos desde la finalización
ción. Asimismo, la misma debe ser efectuada en un
de la Audiencia se deberá publicar en el sitio web de
lenguaje sencillo para que pueda ser comprendida
la DNV el Informe de Cierre de la Audiencia. Este do-
por los diferentes públicos.
cumento debe ser elaborado por el Instructor y constará de una breve descripción de las propuestas y so-
Una vez finalizada la presentación del Proyecto, co-
licitudes formuladas en la Audiencia.
menzarán las exposiciones de las personas inscriptas en el Registro de Participantes. Luego el público
Tomando como base el mencionado Informe se eva-
presente podrá formular preguntas por escrito a los
luarán las posiciones de los participantes en función
responsables del Proyecto. El registro riguroso de
de criterios económicos, técnicos y ambientales a fin
los contenidos de las participaciones es imprescindi-
de determinar la pertinencia de su incorporación al
ble ya que debe ser utilizado como insumo para los
Proyecto. Finalmente, el Administrador General dic-
equipos técnicos del proyecto. Por ello, es recomen-
tará la resolución final dentro del plazo de treinta días
dable efectuar una grabación completa del Acto que
corridos de recibido el Informe Final de Cierre.
luego deberá ser transcripta.
4.4.5. Expediente de la Audiencia Pública
Cuando las preguntas ameriten una respuesta, esta
En función de lo dispuesto en el Artículo 11º del Re-
deberá darla el correspondiente responsable del Pro-
glamento General de Audiencias Públicas de la DNV
yecto. Si la pregunta revela aspectos no considerados
para cada Audiencia que se realice deberá instru-
en el Proyecto o implica un cambio sobre lo presentado
mentarse un Expediente.
se deberá establecer la forma para dar una respuesta al
final de la Audiencia o fijar otra instancia a posteriori.
Ver Anexo II de esta Sección II.
Realizado el intercambio correspondiente, si no hay
El mismo deberá elaborarse sobre la base de las es-
más temas que tratar, se agradece a los participan-
54 | MANUAL DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRAS VIALES | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
1) El Expediente de la Audiencia Pública se iniciará con la convocatoria e incluirá todas las actuaciones
que se realicen en el marco del proceso.
> Copia de la publicación del resultado de la Au-
diencia Pública.
> Copia de las Notas con los resultados de la Au-
diencia Pública remitidas a los participantes.
> Resolución del Administrador General de la DNV
convocando a la Audiencia Pública.
2) El Expediente se iniciará en Casa Central con la
> Aviso de Publicación de la Convocatoria.
Resolución de Convocatoria a Audiencia Pública, se le
> Copia de las invitaciones realizadas por Nota.
agregarán los avisos publicados en los diarios y todas
> Copia de la designación de las autoridades de la
las actuaciones que se hayan desarrollado en el mar-
> Modelo de ficha de inscripción para participar en
co del proceso de convocatoria. Luego será remitido
al Jefe de Distrito, quien en su carácter de Instructor
de la Audiencia Pública, será responsable del mismo.
> Documentación del proyecto puesto en consulta.
> Documentos presentados por los inscriptos pa-
3) En el Distrito se le anexarán los avisos publicados en los diarios provinciales, copia de las invitacio-
> Informe de Cierre de la Etapa Preparatoria.
nes efectuadas por la nota, y toda otra documenta-
> Acta de la Audiencia Pública.
ción relacionada.
> Trascripción de lo actuado durante el evento (ex-
plicación de los objetivos de la convocatoria y de
4) El Expediente obrará en poder del Distrito has-
las reglas que deberán seguir los asistentes, expo-
ta la finalización del proceso de Audiencia Pública.
sición del proyecto, exposición de los participantes,
preguntas formuladas, y sus respuestas en el caso
5) El Instructor deberá arbitrar los mecanismos para
de que estas se efectúen durante el evento, etc.).
que una copia del expediente sea puesta a disposi-
> Otras respuestas dadas con posterioridad.
ción de los interesados. Asimismo, procurará que to-
> Informe Final de Cierre de la Audiencia Pública.
da la documentación relativa a la Audiencia Pública
> Resolución Final del Administrador General de
sea anexada en el mismo.
OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL | 55
5. La Evaluación Ambiental Estratégica y
el Estudio Ambiental Expeditivo
5.1. Evaluación Ambiental Estratégica
adopción de planes y programas con el fin de promover
un desarrollo sustentable, garantizando la realización
5.1.1. Objetivos y Alcances
de una evaluación ambiental de la obra vial que pueda
La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) busca
tener efectos significativos en el medio ambiente.
orientar las decisiones de la planificación de la red vial
de modo de prevenir o mitigar los efectos ambientales
Su aplicación para la evaluación de planes y progra-
adversos que pudieran generar las decisiones en el
mas de obras viales debe ser de escala regional, so-
marco del desarrollo sustentable del país. La EAE re-
bre el área de influencia y en base a guías de análisis
presenta un modo convenido para referirse al proceso
preexistentes y sus futuros ajustes. En su imple-
formal y sistemático de incorporar las consideraciones
mentación deben participar las áreas pertinentes de
ambientales en la toma de decisiones de la Etapa de
la DNV junto a Unidad Ambiental.
Planeamiento del Proyecto (Figura 2, pág. 38), en el
proceso de formulación y ejecución de políticas, pla-
Las ideas o principios que rigen la EAE y que se asu-
nes y programas propios de la gestión pública.
men como esenciales o fundamentales son:
Su objetivo último es conseguir un elevado nivel de pro-
> Está orientada al desarrollo sustentable. Facilita
tección del medio ambiente y contribuir a la integración
la identificación de opciones de desarrollo más sus-
de aspectos medioambientales en la preparación y
OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL | 57
> Está integrada a los aspectos sociales y econó-
de no aplicación del plan o programa.
micos de las opciones de desarrollo. Intenta armonizar las prioridades ambientales con el resto de las
> Características del medio receptor que puedan
verse afectadas de manera significativa.
> Es realista y de aplicación gradual. Se ciñe y
> Cualquier problema ambiental existente que
ajusta al marco político - institucional en el que se
sea importante para el plan o programa, inclu-
pretende aplicar.
yendo en particular aquellos relacionados con sitios
de importancia desde el punto ambiental.
> Se enmarca en una proporcionada relación costo
beneficio, circunscribiendo sus objetivos de acuerdo
> Objetivos de protección del medio ambiente fija-
a la disponibilidad de información, de tiempo, de re-
dos en los ámbitos internacional o nacional que
cursos y de soporte tecnológico para llevarla a cabo.
guarden relación con el plan o programa, incluyendo la manera en que, tales objetivos y cualquier as-
> Es dinámica, da cuenta de un proceso, y transita
en él. Se retroalimenta de la experiencia y se ade-
pecto del medio ambiente, hayan sido considerados en la elaboración del plan o programa.
cua de acuerdo a ella.
> Probables efectos significativos en el medio
> Es relevante y focalizada, proporciona informa-
ambiente, incluidos aspectos como: biodiversidad,
ción suficiente, realista y útil a la toma de decisión,
población, salud humana, fauna, flora, tierra, agua,
concentrándose en los aspectos más importantes
aire, factores climáticos, bienes materiales, patri-
monio cultural incluyendo el patrimonio arquitectónico y arqueológico, paisaje, etc., y la interrelación
> Es transparente, fácil de entender, y documentada.
> Es participativa, integra a los diversos actores bus-
cando informar y armonizar puntos de vista.
entre estos factores.
> Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la
medida de lo posible, compensar cualquier efecto negativo importante en el medio ambiente de la
5.1.2. Contenido y Metodología
aplicación del plan o programa.
Si bien cualquier EAE tiene como objetivo general introducir las consideraciones ambientales en la toma
> Resumen de los motivos de la selección de las
de decisiones, de modo de prevenir el deterioro del
alternativas contempladas y una descripción de
medio ambiente, para cada obra vial es necesario
la manera en que se realizó la evaluación, incluidas
identificar más específicamente los propósitos de la
las dificultades (como deficiencias técnicas o falta
EAE que se pretende llevar a cabo.
de conocimientos y experiencia) que pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la informa-
Los temas a considerar en la EAE son los siguientes:
ción requerida.
> Contenidos, objetivos principales del plan o
programa y relaciones con otros planes y programas pertinentes.
> Descripción de las medidas previstas para la su-
pervisión.
> Aspectos relevantes de la situación actual del
Como soporte a la toma de decisiones por parte de las
medio ambiente y su probable evolución en caso
autoridades de la DNV, se proponen los siguientes cri-
58 | MANUAL DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRAS VIALES | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
5. La evaluación Ambiental Estratégica y el Estudio Ambiental Expeditivo
terios que deben tenerse en cuenta a fin determinar,
5.2. Estudio Ambiental Expeditivo
en una primera instancia de la Etapa de Planeamiento,
la significatividad de los efectos de la Obra Vial:
5.2.1. Objetivos y Alcances
El Estudio Ambiental Expeditivo (EsAE) es un proce-
Las características de los planes y programas,
dimiento técnico administrativo cuya finalidad princi-
considerando en particular:
pal es que la DNV, a través de la DGA (UA) en la Etapa de Planeamiento y en forma expeditiva y sencilla,
> La medida en que el plan o programa establece un
defina el nivel de detalle del Estudio de Impacto Am-
marco para proyectos y otras actividades con res-
biental Preliminar (EsIAP) y los TdR para su Contrata-
pecto a su ubicación, características, dimensio-
ción (Figura 2, pág 38).
nes, condiciones de funcionamiento o asignación
> El grado en que el plan o programa influye en otros
Como resultado del EsAE, según las características del
Proyecto y del medio receptor, cada propuesta será
asignada a una de cuatro categorías (ver ítem 5.2.3.1).
> La pertinencia del plan o programa para la integra-
ción de aspectos ambientales, con el objeto en par-
En esta instancia final del Planeaminento, y como pro-
ticular de promover el desarrollo sustentable.
ducto del EsAE, deben quedar definidos los alcances,
> Los problemas ambientales significativos para el
plan o programa.
contenidos y el índice del EsIAP, que deberán constar
en los TdR para la contratación del Anteproyecto.
> La pertinencia del plan o programa para la aplica-
ción de la legislación nacional, provincial o munici-
La aplicación del EsAE es de escala intermedia entre
pal en materia de medio ambiente (por ejemplo, los
la regional y lo local, sobre el área de influencia y so-
planes y programas relacionados con la gestión de
bre la base de las metodologías disponibles.
residuos o la protección de los recursos hídricos).
5.2.2. Contenido y Metodología: Ficha General
Las características de los efectos y de la zona de
influencia probable, considerando en particular:
del EsAE
El EsAE se implementa a través de las respuestas a
una ficha diseñada para este propósito según dife-
> Su probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad.
rentes escenarios del Proyecto y del medio natural y
> El carácter acumulativo.
> La naturaleza transfronteriza.
> Los riesgos para la salud humana o el medio am-
biente (debidos, por ejemplo, a accidentes).
La implementación de esta metodología permite hacer más eficiente la toma de decisiones sobre el tipo
> La magnitud y el alcance espacial (zona geográfica y
de estudios a desarrollar y hacer más precisos los
tamaño de la población que puedan verse afectadas).
TdR para la Contratación de Asistencias Técnicas, a
> El valor y la vulnerabilidad de la zona probablemen-
fin de no encarecer los estudios innecesariamente.
te afectada a causa de las características naturales
En relación a las fuentes de información para la elabo-
especiales o el patrimonio cultural, la superación de
ración de este Estudio, se deberá consultar la bibliogra-
niveles o valores límite de calidad del medio am-
fía y bases de datos disponible en la DGA y otras insti-
biente y la explotación intensiva de la tierra.
tuciones gubernamentales y no gubernamentales.
> La ocurrencia en sitios con status de protección re-
conocidos en los ámbitos internacional, nacional o
Ver Anexos de la Sección I de este Manual.
OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL | 59
Para los proyectos identificados previamente como
5.2.3.1. Categorización del Proyecto y nivel
de alto riesgo ambiental (en función de la complejidad
de detalle del EsIAP
de la obra y de la información disponible), se deberá
A fin de definir el nivel de detalle del EsIAP se asigna
evaluar las necesidades concretas de relevamientos
a la Propuesta una de cuatro categorías. En la ficha
expeditivos de campo, con generación de informa-
se debe indicar la situación (categoría) correspon-
ción en el terreno y recomendaciones detalladas.
diente al caso en estudio, señalando una respuesta
A, B, C o D según corresponda:
Los datos son volcados en una ficha que debe ser tomada como una guía, pudiendo ser adaptada por la DGA o
UA, en función de las particularidades de cada caso.
Categoría A: se requiere un EsIAP de alcance detallado para toda la Obra debido a los niveles de
riesgo estimados en la mayor parte de la traza del
En el Anexo III de esta Sección del Manual se presen-
ta la ficha para la elaboración del EsAE. Esta ficha ha
actualizado la propuesta contenida en el MEGA 93
Categoría B: se requiere un EsIAP de alcance de-
con la incorporación de los lineamientos de la “Guía
tallado pero de carácter parcial, es decir, solamente
para la Categorización y definición de Requerimien-
para algunos aspectos de la Obra y del medio re-
tos para la Evaluación Ambiental y Social de Proyec-
ceptor o referida solamente a algunos tramos de la
tos Viales” (Banco Mundial, 2003).
Obra. Esta situación corresponde a un proyecto de
efectos ambientales moderados o localizados.
Categoría C: no requiere un EsIAP sino solamente
El EsAE, a fin de definir el nivel de detalle del EsIAP,
la aplicación del Plan de Manejo Ambiental y el
debe integrar dos componentes:
cumplimiento de los criterios y requerimientos establecidos en este Manual y sus modificatorias y
Las características del Proyecto, las cuales defi-
en los Pliegos Licitatorios y marco regulatorio de
nen la "agresividad" potencial de la obra vial sobre
el medio receptor, determinadas por:
> la tipología de los trabajos (obra nueva, de mejora-
Categoría D: se revisa o rechaza la propuesta presentada en esta Etapa por ser incompatible con los
miento, y/o de mantenimiento).
objetivos de manejo del Patrimonio Natural y Cultu-
> el costo de inversión de los trabajos.
ral vigente o por la existencia de conflictos ambien-
> la longitud total de la traza (tomando en considera-
tales graves no mitigables. La Propuesta debe vol-
ción el desarrollo global del corredor y no solo sus
ver a ser analizada por la DNV a través de las Ge-
operaciones escalonadas).
rencias pertinentes para realizar las modificaciones
> el tipo de camino o sus funciones: camino rural, ur-
necesarias (por ejemplo, cambio de traza).
bano, autopista, etc.
La categorización se efectúa se efectúa de la si●
La sensibilidad ambiental y social del entorno,
que puede ser determinada, no sólo por su naturaleza intrínseca, sino también por las características
Si el Área Operativa de la Obra Vial atraviesa di-
del Proyecto. Este criterio es más difícil de estan-
rectamente los escenarios o condiciones indica-
darizar, sin embargo, su consideración es de gran
dos, debe asignarse la categoría inicial que se con-
signa en la ficha.
60 | MANUAL DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRAS VIALES | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
Si el Área Operativa de la Obra Vial bordea ex-
En los Proyectos en que todas la caracterizaciones
ternamente los escenarios o condiciones indica-
parciales sean C, la caracterización final será C.
dos o estos se encuentran en su Área de Influencia
Esta categorización del Proyecto debe ir acompaña-
Directa, se deberá redefinir la categoría según cri-
da de una Memoria Técnica donde se justifiquen y
terio de la DGA o UA, por ejemplo, para el primero
amplíen las decisiones tomadas en la asignación de
de los casos, asignando una categoría de nivel in-
mediatamente inferior a la original, debido a que se
corresponde con menores restricciones y sus efectos serán más moderados o localizados.
5.2.3.2. Asignación de recursos para los Estudios
Uno de los aspectos más importantes para asegurar
Una vez definidas las categorías para cada caracterís-
una adecuada gestión ambiental durante la ejecución
tica del Proyecto y aspecto del medio receptor, se
de un proyecto vial, es la asignación de recursos para
deberá determinar la categorización final de la si-
llevar a cabo los estudios necesarios para la identifica-
ción de los posibles impactos y elaborar las medidas necesarias para evitarlos o minimizarlos. Este presupues-
En los Proyectos en que al menos uno de los as-
to debe formar parte integral del monto total de la Obra.
pectos o características resulte categorizado como D, la propuesta será rechazada y deberá revi-
Con el fin de facilitar la estimación de estas magnitu-
sarse la definición del Proyecto en relación al aspec-
des, sobre todo para la fase de Planificación, en base
to que haya sido clasificado con esa categoría.
a antecedentes en la materia y a las lecciones aprendidas, se han definido porcentajes estimados del
En los Proyectos no categorizados como D y que
monto de la obra que debe ser asignado a los estu-
el 30 % o más de la categorización parcial haya
dios ambientales y sociales. Cabe señalar que los
resultado A, la categorización final será A inde-
presupuestos deben ser revisados y confirmados en
pendientemente de las restantes condiciones.
las respectivas evaluaciones ambientales y sociales
que se desarrollan para cada Proyecto.
menos del 30 % de la categorización parcial haya
La definición preliminar de estos presupuestos per-
resultado A, la categorización final será B inde-
mite incorporar esta inversión en las evaluaciones
pendientemente de las restantes condiciones y con
económicas y en las respectivas bases para la con-
mayor detalle en los aspectos calificados como A.
tratación de los Estudios.
OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL | 61
6. Modelos de Términos de Referencia
para los Estudios Ambientales
dades de gestión de las Obras Viales dentro de la DNV.
Se presentan en este ítem los modelos de Términos
Por estas razones puede ocurrir que en la misma Etapa
de Referencia para los Estudios de Impacto Ambien-
de Proyecto Definitivo se identifique la necesidad de
tal, organizados en los capítulos pertinentes y con el
considerar, con respecto a la elaboración de los TdR y
grado de elaboración y desarrollo correspondiente.
sus Estudios correspondientes, distintas fases consecutivas y sucesivas dentro de una misma encomienda:
Es importante resaltar que los TdR correspondientes a
la secuencia tradicional o básica del Ciclo de Proyecto
pueden presentar variaciones debidas a particulari-
OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL | 63
6.2. Modelo de Términos de Referencia para el Estudio de Impacto Ambiental
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LOS ESTUDIOS AMBIENTALES
Proyecto Ruta Nacional Nº:
El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) deberá cumplir en todos sus términos con lo establecido en el “Manual de Evaluación
y Gestión Ambiental de Obras Viales” (MEGA) de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) vigente al día de la fecha y con la
legislación nacional, provincial y municipal vigente al respecto.
El índice temático del EsIA será el que se detalla en los presentes Términos de Referencia, ítem: Alcance del trabajo de la Consultora y Contenido de los informes y copias a entregar en cada etapa o fase del Proyecto.
En el caso que la Legislación Ambiental vigente así lo requiera, los consultores elaborarán el aviso de proyecto y/o los documentos ambientales conforme a la misma.
El EsIA del proyecto debe ser un documento autocontenido, que contenga toda la información considerada relevante para el estudio, incluyendo un análisis de la situación actual y su tendencia en el tiempo con y sin el proyecto y de los principales impactos
asociados al mismo, tal que permita al lector sacar sus conclusiones sobre la factibilidad ambiental del mismo. Debe darse énfasis a los aspectos analíticos, evitando que el documento sea meramente descriptivo.
El EsIA del proyecto correspondiente a la alternativa seleccionada deberá incluir, entre otros, los siguientes aspectos:
Con base en los diseños de ingeniería, identificar y describir el proyecto, incluyendo los siguientes aspectos como mínimo:
Memoria Descriptiva del Proyecto, con los principales parámetros de diseño
Planialtimetrías general del trazado seleccionado y de las alternativas consideradas.
Planimetría de sitios de patrimonio cultural ubicados en la zona operativa del proyecto y variantes analizadas.
Perfiles tipo del proyecto.
Solución de interferencias con servicios y forestación existente, etc.
Planimetría general de yacimientos de materiales.
Fuentes de aprovisionamiento de agua para la construcción.
64 | MANUAL DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRAS VIALES | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
6. Modelos de Términos de Referencia para los Estudios Ambientales
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (Continuación)
Plano de cuencas hídricas superficiales.
Planimetría catastral de la traza. Nómina de propietarios, de superficies y mejoras a afectar.
Cómputo métrico de los ítem del proyecto, presupuesto total y plazo de obra.
Detalle de todas las actividades de construcción y/o mejoramiento vial que podrían producir alteraciones al medio ambiente físico, biológico, socioeconómico y cultural del área operativa y de influencia del proyecto.
Particular atención deberá ser dada a la identificación y localización en mapas en escala adecuada (1:10.000 o aproximada), de: (I) los sitios de extracción de materiales de préstamo; (II) lugares de disposición de los materiales excedentes y los
desechos de construcción; (III) obradores, campamentos, plantas de tratamiento de áridos y de elaboración de asfalto; (IV)
eventuales caminos de acceso necesarios para la ejecución de la obra; (V) puntos de explotación de fuentes de provisión
de agua para la obra y (VI) sitios con patrimonio arqueológico, histórico, paleontológico, etc.
En caso que la definición de alguno de estos elementos quede a cargo del contratista para la Obra, deberán presentarse como parte del proyecto definitivo la planimetría general en la que se identifiquen los sitios en los cuales NO podrán ubicarse dichas actividades o instalaciones, tales como áreas urbanas, yacimientos de interés histórico-culturales, ambientes naturales sensibles, reservas naturales, sitios arqueológicos, etc.
b- Diagnóstico Socio-ambiental del Área de Influencia del Proyecto:
Deben ser utilizadas las informaciones secundarias más recientes, complementadas con datos primarios de campo. El
diagnóstico deberá caracterizar la situación ambiental actual de las áreas afectadas y de influencia del proyecto, considerando los aspectos físicos, bióticos, socioeconómicos y culturales. El diagnóstico debe ser presentado en niveles de detalle distintos para las áreas de influencia directa e indirecta, y debe incluir mapas en escala adecuada (1:10.000 o más detallada), de cada uno de los temas considerados relevantes para la evaluación de los impactos ambientales del proyecto.
El contenido mínimo para los medios físico, biótico, socioeconómico se describe a continuación:
Medio Físico: datos referentes al clima, geología, geomorfología, suelos y recursos hídricos de toda el área de influencia
indirecta del proyecto. Esos datos se deben obtener también para el área de influencia directa y el área de intervención de
obras, agregándose aquellos referentes a la calidad del aire y agua. Se deberá realizar un relevamiento de pasivos ambientales existentes en el medio físico y que se relacionen con la obra actual o proyectada.
Medio Biótico: caracterización de la fauna y de la flora en las áreas de influencia indirecta, directa y de la obra, destacándose particularmente áreas protegidas, o de gran sensibilidad ambiental.
Medio Socioeconómico: caracterización y análisis de la estructura productiva, infraestructura regional, dinámica demográfica, presencia de comunidades aisladas, tradicionales y/o indígenas, interferencia directa con población de bajos ingresos, tenencia y titulación de tierras y potencial es conflictos de uso del suelo. En el caso de existir propiedades a ser expropiadas, debe ser presentado un catastro físico y socioeconómico de dicha población, con base en datos de campo. Planes de uso y ocupación del suelo actual y tendencias de desarrollo y de inversión en los tramos con travesías urbanas y
con cruces de accesos a ciudades.
Deberán identificarse y relevarse todas aquellas situaciones de degradación ambiental actualmente existentes en la ruta
(pasivos ambientales). Esto incluye sectores con erosión activa, acopios de residuos, yacimientos mal abandonados en zona de camino, etc.
OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL | 65
c- Análisis del marco legal e institucional:
Descripción y análisis del marco legal e institucional (nacional, provincial y municipal) que tenga relación directa con la implantación del proyecto. Deberá incluir la Ley Nacional N° 25.675 “Ley General del Ambiente”, sancionada el 6/11/02 y promulgada parcialmente por Decreto N° 2.413 del 27/11/02 y efectuar las recomendaciones que surjan de la misma para la Gestión
Ambiental del proyecto. Se dará énfasis a los aspectos analíticos, evitando la mera transcripción de largos textos jurídicos. La
legislación se incorporará como anexo en el EsIA.
Este listado no es exhaustivo ni excluyente de otras normas y/o su actualización, las cuales serán confirmadas en las reparticiones correspondientes.
d- Análisis ambiental de alternativas
En el caso de un proyecto que incluya el análisis de cambios de traza y afecta especialmente áreas o cruces urbanos deberá
ser realizada una evaluación ambiental de las alternativas de traza que fueron consideradas. El capítulo del análisis de alternativas debe contener como mínimo: (I) la descripción de las alternativas (incluyendo la mejora de la traza actual con variantes puntuales si correspondiere), incluyendo mapas de situación; (II) análisis de los impactos socioambientales y culturales de
cada una de las alternativas consideradas incluyendo la situación actual mejorada; y (III) justificación socioambiental detallada de la alternativa recomendada (IV) situación en que quedará la traza actual desde el punto de vista socioeconómico, ambiental y legal, en el caso de seleccionar traza nueva.
e- Análisis de los impactos socioambientales del proyecto:
Identificación, descripción y valoración de los posibles impactos directos e indirectos del proyecto tanto durante las fases de construcción y operación. Esta parte del estudio implica el análisis de la naturaleza, magnitud, extensión y temporalidad de los impactos.
La descripción de los impactos deberá hacerse, en lo posible, en forma esquemática/gráfica, ubicándolos en mapas en escala
1:10.000 o aproximada, indicando la localización de los impactos de mayor relevancia, su extensión, superficies afectadas, y
otras características. Debe darse énfasis a los impactos debidos a: (I) interferencia con el sistema de drenaje natural existente; (II) expropiaciones y reasentamientos de poblaciones de bajos ingresos; (III) cambios en los patrones de uso y de ocupación del suelo (urbanización, migración), con posible aumento de la presión para el uso no sostenible de recursos naturales de
importancia significativa, como consecuencia del aumento de la accesibilidad proporcionada por el proyecto; (IV) cambios en
la situación de tenencia de tierras; (V) posible efecto barrera de la carretera; (VI) eventuales accidentes con vehículos, especialmente en cruces urbanos.
El capítulo de análisis de impactos debe concluirse con una jerarquización de los impactos considerados más significativos.
f- Proposición de programas de mitigación:
Con base en el resultado del análisis de los impactos ambientales deben ser propuestos programas de prevención, corrección y
mitigación de los impactos negativos, o promotores de los impactos positivos. Dichos programas deberán estar integrados en
un Plan de Manejo Ambiental (PMA) que será parte integral del EsIA. Todos los programas de mitigación propuestos, inclusive
el de corrección del pasivo ambiental y deben incluir: (I) diseño detallado, a nivel de proyecto, de todas las acciones propues-
66 | MANUAL DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRAS VIALES | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
tas; (II) cronograma de implantación debidamente coordinado con el cronograma general del proyecto y el estimado para la ejecución de las obras; (III) costos de las actividades; (IV) descripción del esquema institucional necesario para su adecuada implantación, incluyendo borradores de convenios a ser firmados con las entidades con jurisdicción sobre el tema; y (V) medidas
para asegurar que los pliegos de licitación de las obras incorporen todas las medidas de control ambiental recomendadas en los
estudios ambientales. De este modo, no es aceptable, por ejemplo, que el PMA simplemente recomiende la implantación de señales verticales y/o la construcción de un pasa-fauna, sin proveer el diseño de los mismos, su cronograma de ejecución, sus costos y la descripción del esquema institucional necesario para construirlo y operarlo. Del mismo modo, en el caso de obras que
impliquen expropiaciones de poblaciones de bajos ingresos, es imperativa la presentación de un plan de reasentamiento que incluya todos los aspectos mencionados. Identificar los actores afectados por expropiaciones o cambios de traza y establecer métodos para la valoración de las pérdidas como así también formular las respectivas propuestas de compensación. Se deberán
balizar todos los elementos de valor cultural a proteger en forma previa al replanteo de la obra por parte del Contratista. Formular las soluciones técnicas necesarias para permitir el cruce de fauna silvestre en los corredores de fauna que se propongan. Redacción de los contenidos mínimos y los aspectos relevantes que deberá atender el responsable de operar la ruta, y que deberían incorporarse al Plan de Manejo Ambiental de la Fase de Operación y Mantenimiento. Se deberán identificar todos los tramos en donde resulta necesaria la previsión de calles colectoras a la ruta, y de los cambios de sentido mínimos que sean necesarios para conectarlas entre sí. Esto es sobre todo cierto en las travesías urbanas, y en los cruces con accesos a localidades.
En aquellos tramos con bajos niveles de riesgo de incendio, las consultoras deberán analizar la posibilidad de permitir (e inducir mediante plantación de especies nativas) que las comunidades naturales ocupen parte de la zona de camino (dejando una
franja de seguridad vial de 10 metros desde el borde de la banquina), reduciendo así la fragmentación de hábitat naturales asociada a la existencia de la ruta y el riesgo de erosión del suelo. Para cada uno de los pasivos ambientales identificados en el
diagnóstico ambiental, se formularán los modos de restauración más adecuados, especificando el método constructivo, momento, responsable, ubicación planimétrica, costo, modos de conservación y criterios mínimos de calidad.
g- Realización de consultas públicas:
Durante toda la fase de preparación del EsIA los consultores deberán realizar consultas con las comunidades afectadas por el
proyecto, de manera que ellas puedan aportar los comentarios y/o sugerencias sobre el concepto del proyecto y también sobre la manera como el mismo será implantado. Todas las actas de reuniones, comentarios y observaciones a los estudios con
las comunidades, así como las respuestas justificadas de la DNV, estarán disponibles para consulta y deberán ser presentadas en un anexo que integrara el EsIA.
h- Análisis conclusivo sobre la factibilidad ambiental de proyecto:
Resumen ejecutivo del EsIA realizado, presentando los argumentos del equipo de consultores que consideran el proyecto viable desde el punto de vista ambiental. El EsIA debe indicar los nombres de los autores del mismo.
i- Los resultados del EsIA, las medidas de mitigación y los Términos de Referencia:
Para la elaboración del PMA por el Contratista deben ser incorporados al Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares e
integrar los Documentos de Licitación de las Obras, como así también las recomendaciones y condiciones de autorización a
que debe sujetarse la ejecución de las mismas conforme a las Resoluciones y Dictámenes que emitan las autoridades ambientales provinciales y/o municipales dentro del proceso de la Evaluación de Impacto Ambiental correspondiente.
OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL | 67
El EsIA deberá ser realizado por un equipo interdisciplinario de profesionales, que cubra todas las especialidades requeridas para el mismo.
La coordinación de los estudios ambientales estará a cargo de un profesional, el cual no podrá ser el mismo que el Director de
Proyecto y preferentemente será aquél que posea mayor experiencia en estudios ambientales de obras viales. El coordinador del
EsIA actuará como interlocutor con la DNV para este tema en particular.
La presentación final del EsIA deberá estar firmada (o inicializada) en todas las hojas por el Coordinador del EsIA y el Director del Proyecto.
El coordinador del EsIA deberá inscribirse en los registros pertinentes en el caso que la legislación vigente así lo requiera.
ALCANCE DEL TRABAJO DE LA CONSULTORA
Los documentos a preparar en relación con los aspectos ambientales será un informe con la siguiente estructura, el cual corresponde a la DOCUMENTACIÓN DE LA ENCOMIENDA - ASPECTOS AMBIENTALES de los Términos de Referencia del Pliego
General de Bases y Condiciones de la DNV .
Resumen ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA)
Análisis conclusivo de factibilidad ambiental. Síntesis de la situación actual sin proyecto y con proyecto, y aspectos principales
de sensibilidad o conflicto ambiental.
Personas entrevistadas, entidades consultadas y documentación básica
Resultado de las audiencias públicas, encuestas o entrevistas realizadas
Antecedentes. Articulación del proyecto con otros proyectos, planes o programas en el área de influencia
Características de la obra proyectada
Aspectos ambientales de la obra proyectada
68 | MANUAL DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRAS VIALES | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
ALCANCE DEL TRABAJO DE LA CONSULTORA (Continuación)
Capítulo 3 - Área de Influencia del Proyecto
Determinación del área operativa
Determinación del área de influencia indirecta
Capítulo 4 - Diagnóstico Ambiental del Área de Influencia
4.1.1. Clima y calidad del aire
4.1.2. Geología y geomorfología
4.1.4. Hidrología superficial y subterránea (cantidad y calidad)
4.2.1. Flora y vegetación
4.2.2. Fauna silvestre
4.2.3. Identificación y descripción de ecosistemas
4.2.4. Patrimonio natural y Áreas Naturales Protegidas
4.3.2. Asentamientos humanos urbanos y rurales
4.3.3. Situación económica (evolución histórica y tendencias)
4.3.4. Situación sociocultural (evolución histórica y tendencias)
4.3.5. Comunidades indígenas
4.3.6. Patrimonio histórico y de interés social
4.3.7. Patrimonio cultural (relevamiento planimétrico en el Área Operativa)
4.3.8. Paisaje
4.3.9. Actividades y uso del suelo (actual y tendencial)
4.3.10. Tenencia de la tierra (afectación)
4.3.11. Infraestructura y equipamiento (vial, saneamiento, energía, poliductos,
redes eléctricas, de comunicación, de riego, etc.)
Aspectos ambientales integrados (interacciones entre lo abiótico, lo biótico y lo antrópico)
Situación ambiental actual en relación con el proyecto y evolución de la misma sin proyecto.
Capítulo 5 - Impacto Ambiental del Proyecto
Evaluación ambiental de las alternativas de proyecto consideradas
Identificación de los diferentes impactos de la alternativa seleccionada
Descripción, caracterización, y evaluación de impactos ambientales
Ubicación en el espacio y en el tiempo (comprende análisis de reversibilidad y residualidad)
OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL | 69
Capítulo 6 - Medidas de Mitigación
Identificación y descripción de las medidas de mitigación
Capítulo 7 - Plan de Manejo Socio-Ambiental
Proyecto ejecutivo de implementación de las medidas de mitigación socio ambiental
Programa de monitoreo ambiental, indicadores y frecuencia de las observaciones
Presupuesto de las medidas de mitigación, cómputos métricos y análisis de precios
de ítems ambientales. Presupuesto ambiental global
Capítulo 8 - Informe del Impacto Ambiental
Documento sintético conteniendo un resumen de los estudios de impacto ambiental con
las principales conclusiones y recomendaciones, en lenguaje accesible para el público en general. Presentación de los principales Impactos y Medidas de Mitigación.
CONTENIDO DE LOS INFORMES Y COPIAS A ENTREGAR EN CADA ETAPA O FASE DE PROYECTO
Los siguientes contenidos por etapa del estudio ambiental, constituyen el Contenido de los informes y copias a entregar en
cada etapa o fase del proyecto de los Términos de Referencia del Pliego General de Bases y Condiciones de la DNV.
En base a cada uno de los ítems del índice precedente, se señala el alcance o nivel de desarrollo con que debe presentarse su
contenido en el informe correspondiente: completo o preliminar.
Contenido seleccionado del Modelo de Índice General para la Etapa o Fase Preliminar
Organización del Informe (completo)
Metodología del Estudio (completo)
Proceso de Aprobación (completo)
Marco Legal e Institucional (completo)
Personas entrevistadas, entidades consultadas y documentación básica (preliminar)
Autores del Estudio (completo)
Antecedentes del proyecto y articulación con otros proyectos, programas y planes (completo)
Características de la obra proyectada (preliminar)
Aspectos Ambientales incluidos a incluir en el proyecto (completo)
Determinación del área operativa (preliminar)
Determinación del área de influencia directa (completo)
Determinación del área de influencia indirecta (completo)
70 | MANUAL DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRAS VIALES | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
CONTENIDO DE LOS INFORMES Y COPIAS A ENTREGAR EN CADA ETAPA O FASE DE PROYECTO (Continuación)
Medio físico (preliminar)
Medio biótico (preliminar)
Medio socioeconómico y cultural (preliminar). Relevamiento arqueológico (completo)
Situación ambiental actual en relación con el proyecto y proyección de la misma sin proyecto (completo)
Evaluación ambiental de alternativas de proyecto formuladas (preliminar)
Identificación de los diferentes impactos de la alternativa seleccionada (preliminar)
Identificación y descripción de las medidas de mitigación (preliminar)
Contenido seleccionado del Modelo de Índice General para la Etapa o Fase Anteproyecto
Personas entrevistadas, entidades consultadas y documentación básica (completo)
Características de la obra proyectada (según desarrollo del proyecto de ingeniería)
Determinación del área operativa del proyecto (completo)
Diagnóstico Ambiental del área de influencia (completo)
Evaluación Ambiental de las alternativas de proyecto formuladas (completo)
Identificación de los diferentes impactos de la alternativa seleccionada (completo)
Ubicación de impactos en el espacio y en el tiempo (completo)
Evaluación de impactos ambientales (completo)
Identificación de las medidas de mitigación (completo)
Descripción medidas de mitigación (preliminar)
Responsables de la aplicación (completo)
Proyecto ejecutivo de implementación de las medidas de mitigación socioambiental (preliminar)
Especificaciones técnicas ambientales (preliminar)
Programa de monitoreo ambiental, indicadores y frecuencia de las observaciones (preliminar)
Plan de comunicación social (completo)
Presupuesto de las medidas de mitigación, cómputos métricos y análisis de precios (preliminar) de ítems ambientales.
Presupuesto Ambiental Global.
Documento sintético completo
Contenido seleccionado del Modelo de Índice General para la Etapa o Fase Proyecto
Estudio de Impacto Ambiental completo (incluye los capítulos específicos de esta etapa más todos los anteriores, en forma
completa y ordenados según contenidos del Modelo de Índice General.
OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL | 71
Resumen ejecutivo del estudio (completo)
Resultado de las audiencias públicas, encuestas o entrevistas realizadas (completo)
Características de la obra proyectada (completo)
Descripción medidas de mitigación (completo)
Proyecto ejecutivo de implementación de las medidas de mitigación socio-ambiental (completo)
Especificaciones técnicas ambientales (completo)
Programa de monitoreo, indicadores y frecuencia de las mediciones (completo)
Presupuesto de las medidas de mitigación, cómputos métricos y análisis de precios de ítems ambientales (completo).
Presupuesto ambiental global
CONTENIDO DE LA “EDICIÓN FINAL”
Comprende la Edición de la Documentación Definitiva aprobada en la Etapa Proyecto.
Se deberá presentar la documentación completa y definitiva de los Estudios Ambientales, incluyendo el Pliego de Licitación aprobado.
NÚMERO DE EJEMPLARES DE LA DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR EN LA “EDICIÓN FINAL”
Se entregarán cinco (5) ejemplares completos con planos y anexos más cinco (5) copias de la documentación completa en Disco Compacto (CD) a la Gerencia de Planeamiento, Investigación y Control.
Todos los ejemplares deberán estar firmados en todas las hojas por el Director de Proyecto y por el Coordinador de los Estudios
72 | MANUAL DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRAS VIALES | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL | 73
AGUILAR, G. Y HERNÁNDEZ, G. (2002) Evaluación
BANCO MUNDIAL (1992) Libro de Consulta para Eva-
de Impacto Ambiental en Centroamérica, Tomo
luación Ambiental, Departamento de Medio Am-
3: Evaluación Ambiental Estratégica. Proyecto
biente, WB, Volumen I, II y III. Washington, DC.
de Evaluación de Impacto Ambiental en Cen-
BANCO MUNDIAL (1997) Las Carreteras y el Medio
troamérica UICN – Comisión Centroamericana
Ambiente. Un Manual. WB Technicals Papers Nº
de Ambiente y Desarrollo (CCAD) – Gobierno de
376. Cap. 19: Valoración Económica de los Im-
Holanda. San José de Costa Rica.
pactos Ambientales de un Proyecto Vial. Was-
ACERBI, M. Y BACHMANN, L. (1999) Conservación
hington DC.
de la Naturaleza y Áreas Naturales Protegida. Fi-
BANCO MUNDIAL (1999) Políticas Operacionales.
cha de Cátedra de Ecología y Biogeografía. Secre-
Manual de Operaciones del Banco Mundial. OP
taría de Publicaciones. Facultad de Filosofía y Le-
4.01 - Anexo A – Definiciones. Washington DC.
tras, Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires.
BANCO MUNDIAL (2001a) Manual de Operaciones.
Políticas Operacionales. OP 4.04. Hábitats Natu-
(1992) Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Río de Janeiro.
rales. Washington DC.
BANCO MUNDIAL (2001b) Manual de Operaciones.
Políticas Operacionales. OP 4.12. Reasentamiento Involuntario. Washington DC.
(2004) Política de Medio Ambiente y Cumpli-
BANCO MUNDIAL (2003) Guía para la Categoriza-
miento de Salvaguardias. Versión borrador. Was-
ción y Definición de Requerimientos para la Eva-
luación Ambiental y Social de Proyectos Viales.
(2005) Gestión de Riesgo de Amenazas Natura-
En Banco Mundial: Políticas de Salvaguarda.
les en Proyectos de Desarrollo. Washington DC.
BERGLUND, B; LINDVALL, T Y SCHWELA, D. (com-
BANCO MUNDIAL (1989) Evaluación Ambiental.
piladores) (1999) Guidelines for Community Noi-
Anexo A de la Directriz Operacional O.D. 4.00.
se. Organización Mundial de la Salud.
CANTER, L. (1996) Manual de Evaluación de Impacto
BANCO MUNDIAL (1991) Libro de Consulta para Eva-
Ambiental. España: Mc. Graw Hill/Interamericana.
luación Ambiental. Volumen I: Políticas, Procedi-
CIVELLI, H. (1999) Guía de Procedimientos y Conteni-
mientos y Problemas Intersectoriales; Volumen II:
dos de la Etapas a Seguir para la Revisión de los
Lineamientos Sectoriales y Volumen III: Linea-
Estudios de Impacto Ambiental. Bs. As.: Dir. de
mientos para Evaluación Ambiental de los Proyec-
Calidad Ambiental, Subsecretaría de Planificación,
tos Energéticos e Industriales. Washington DC.
Ordenamiento y Calidad Ambiental, Secretaría de
BANCO MUNDIAL (1991) Manual de Operaciones.
Políticas Operacionales. OP 4.20. Pueblos Indígenas. Washington DC.
Ambiente y Desarrollo Sustentable, Argentina.
COMISIÓN ECONÓMICA PARA EUROPA. NACIONES UNIDAS (2003) Protocolo sobre Evaluación
BASES PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL VIAL - BIBLIOGRAFÍA GENERAL | 77
Estratégica del Medio Ambiente de la Convención
según su Sensibilidad Ambiental. Argentina.
sobre la Evaluación del Impacto Ambiental en un
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD. Resolución
Contexto Transfronterizo: ECE/MP.EIA/2003/3.
A.G 529/99. Determinación de las Misiones y Fun-
GE.04-31191 (S) 120604 010704. Ucrania.
ciones de División Gestión Ambiental. Argentina.
CONESA FDEZ; VITTORA, V. (1997) Metodologías
para la realización de estudios de impacto ambien-
123/01. Funciones de la Gerencia de Planea-
tal. Mundi Prensa. Madrid, España. 3era Edición.
miento, Investigación y Control. Argentina.
CONESA FDEZ; VITTORA, V. (1997) Auditorias Me-
dioambientales. Guía Metodológica. Mundi
A.G. 092/02. Creación de los Centros de Ges-
Prensa. Madrid, España. 2da. Edición.
tión Ambiental. Argentina.
CONESA FDEZ; VITTORA, V. (2003) Guía Metodoló-
gica para la Evaluación del Impacto Ambiental,
616/03. Aprueba el Reglamento Operativo de
Mundi Prensa. Madrid, España. 3era Edición.
Pasos Fronterizos y Corredores de Integración
CONGRESO DE LA NACIÓN ARGENTINA. Ley
24051/91. Ley de Residuos Peligrosos.
(AR-0202). Argentina.
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (2004) Plie-
go General de Bases, Condiciones y Especifica-
24585/95. De la Protección Ambiental para la
ciones Técnicas para la Licitación de Contratos
de Recuperación y Mantenimiento de Carrete-
25675/02. Ley General del Ambiente.
25831/03. Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental.
(1994) Constitución Nacional.
DANIELE, C. (2000) Seminario de Evaluación de Impacto Ambiental de las Obras Viales. Fundación
de Educación y Capacitación para los Trabajadores de la Construcción. Bs As. Argentina.
ras. Argentina.
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (2004) Informe de Evaluación Ambiental. Proyecto: Nacional
Highway Asset Management. Argentina.
690/05. Reglamento Gral. de Audiencias Públicas.
ESPINOZA, G. (2001) Fundamentos de Evaluación
de Impacto Ambiental. Banco Interamericano
de Desarrollo. Chile.
FUNDACIÓN AMBIENTEY RECURSOS NATURALES
(FARN) (1999) Evaluación de Impacto Ambiental.
DANIELE, C.; KULLOCK, D.; CIVELLI, H. (2005) Eva-
Programa Buenos Aires Sustentable. Argentina.
luación de Impacto Ambiental. Buenos Aires:
(FARN) (1997) Estudio Comparativo de los Regí-
Universidad de Buenos Aires. Curso On Line de
menes Regulatorios en Materia de Evaluación
Actualización Profesional. Argentina.
de Impacto Ambiental en el MERCOSUR.
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (1993) Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de
Obras Viales (MEGA). Argentina.
A.G 1486/94. Creación de la División Gestión
Ambiental de la DNV. Argentina.
(http://www.farn.org.ar/docs/p06/publicaciones6.html). Argentina.
GOMEZ OREA, D. (1999) Evaluación de Impacto
Ambiental. Ed. Mundi-Prensa, Barcelona:
HYTSA, ESTUDIOS Y PROYECTOS SA (1997) Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión Am-
biental. Asistencia Técnica Rubro IX. Informe Re-
A.G 233/99. Incorporación de la SECCIÓN M-I:
visión Final. Buenos Aires. Comitente: Dirección
Clasificación del Medio Receptor de la Obra Vial
Nacional de Vialidad. Argentina.
78 | MANUAL DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRAS VIALES | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DE COLOMBIA
BANCO MUNDIAL (1993) Manual de Gestión
(1996) Actas del Primer Encuentro Latinoameri-
Ambiental. Propuesta: Primer Borrador. Lima.
cano de Unidades Ambientales del Sector Vial.
MORA, S. (1995) The Impact of Natural Hazards on
Bogotá. Mimeo.
Socioeconomic Development in Costa Rica.
LEDEC, G. Y POSAS, P. (2003) 8ª Conferencia Inter-
Bull. International Asociation of Engineering
nacional en Vías con Bajo Volumen de Tráfico.
Geology. Environmental & Engineering Geos-
Conservación de la Biodiversidad en Proyectos
cience. En: Banco interamericano de Desarrollo
Viales: Lecciones y Experiencias del Banco
(2005) Serie de Informes de Buenas Prácticas
Mundial en América Latina. Reno, Nevada.
del Departamento de Desarrollo Sostenible.
MERCOSUR/ GMC: Resol. 10/94. Directrices Básicas
en Materia de Política Ambiental. Montevideo.
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS -
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE
BOLIVIA (2002) Programa para la Conservación
(OEA-USDOT) (2000) Manual para un Curso so-
de la Red Vial Fundamental con Microempresas
bre el Uso de Información sobre Peligros Natu-
y Administradores Viales. Provial Bolivia. Manual
rales en la Formulación y Evaluación de Proyec-
Técnico para la Conservación Vial con Microem-
tos de Inversión en el Sector Transporte. Was-
presas. La Paz.
(2001) Manual de Planes de Manejo Ambiental
(2001a) Taller: Reducción del Riesgo frente a Pe-
para Obras Concesionadas. Versión 3-01. Coordi-
ligros Naturales. Honduras.
nación General de Concesiones, Dirección General de Obras Públicas, Chile.
(2001b) Estudio General sobre los Tramos Vulne-
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANIS-
rables a los Peligros Naturales de la Carretera
MO (MOPU) (1995) Guías Metodológicas para
Panamericana y sus Corredores Complementa-
la Elaboración de Estudios de Impacto Ambien-
rios en Centroamérica. Documento de Trabajo.
tal, Tomos I a IV, Ministerio de Obras Públicas,
Transporte y Medio ambiente- Subsecretaría de
Estado para las Políticas del Agua y del Medio
UNIDAD DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y
Ambiente, España.
MEDIO AMBIENTE (2001c) Estrategia Intera-
MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE DE LA NA-
mericana para la Promoción de la Participación
CIÓN/ PROGRAMA DE LAS NACIONES UNI-
Pública en la Toma de Decisiones sobre Desarro-
DAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA)
llo Sostenible. Washington D.C.
(2004) GEO Argentina 2004.
MINISTERIO DE SALUD. SECRETARÍA DE AM-
Convenio 169/89. Pueblos Indígenas y Tribales.
BIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA
(2004) Bases para una Agenda Ambiental Nacio-
UNIÓN EUROPEA. Aplicación de la Directiva
nal. Política Ambiental Sostenible para el Creci-
2001/42 Relativa a la Evaluación de los Efectos
miento y la Equidad. Argentina.
de Determinados Planes y Programas en el Me-
Resolución Nº 1069/91 y sus modificatorias. Ley
de Higiene y Seguridad del Trabajo. Argentina.
MINISTERIO DE TRANSPORTE, COMUNICACIONES, VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN DEL PERÚ-
SABSAY, D. Y TARAK, P. (1997) El Acceso a la Información Pública, el Ambiente y el Desarrollo Sustentable. Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Manual Nº 3. Buenos Aires. Argentina.
BASES PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL VIAL - BIBLIOGRAFÍA GENERAL | 79
THE ROAD AND HYDRAULIC ENGENEERING DI-
SUSTENTABLE DE LA NACIÓN (SAyDS)
VISION (1996) Nature across motorways. Bee-
(1995) Glosario Ambiental, Argentina
nekom.
WORLD BANK (1997) Roads and the Environment.
A Handbook. Technical Paper Nº 376. Washing-
(2001) Estrategia Nacional de Desarrollo Susten-
table. Argentina.
ZIETLOW, G. (2002) Sinopsis de Manuales de Construcción y Mantenimiento Vial en América Latina
y el Caribe. Versión 1. Washington D.C.
(2004) Marco Legal. Buenos Aires: Programa de
Evaluación de Impacto Ambiental. Disponible en
http://www.medioambiente.gov.ar. Argentina.
SUSTENTABLE DE LA NACIÓN (SAyDS),
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PA-
Administración de Parques Nacionales. Sistema
RA EL DESARROLLO (UNDP), OBSERVATOI-
de Información en Biodiversidad, Argentina.
RE SOCIAL INTERNACIONAL, CONSEJO EM-
http://www.sib.gov.ar
PRESARIO ARGENTINO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (CEADS) (2003) Empresa y
Desarrollo Sostenible. Responsabilidad Social
Empresaria. Tendencias globales y Regionales.
Perspectivas en Argentina.
SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACIÓN (SAyDS) (2005)
Armada Argentina. Servicio de Hidrografía Naval.
Consejo Federal del Catastro, Argentina.
http://www.cfc. org.ar
Fuerza Aérea Argentina. Comando de Regiones Aé-
Glosarios ambientales. Buenos Aires. Disponible
reas. Servicio Meteorológico Nacional.
en http://www2.medioambiente.gov.ar/bases-
/glosario_ambiental/default.asp. Argentina.
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES DE
PARANÁ. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM (2000) Manual de Instruçoes ambientais para obras Rodoviárias. Curitiba. Brasil.
SEMINARIO FUNDACIÓN HABITAT, EARTHWATCH
Instituto Geográfico Militar, Argentina.
http://www.igm.gov.ar
Instituto Nacional del Agua, Argentina.
http://ina.gov.ar
Ministerio de Desarrollo Social, Argentina.
INSTITUTE (2004) Gestión Ambiental en el Con-
Ministerio de Economía, Secretaría de Política Eco-
texto de la Economía Global: Perspectivas Em-
nómica, Instituto Nacional de Estadísticas y
presariales Locales y Globales sobre Medio Am-
Censos, Argentina. http://www.indec.mecon.ar
biente. Embajada Británica, Bs. As., Argentina.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pú-
SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE UNIDADES
blica y Servicios. Secretaría de Obras Públicas.
AMBIENTALES DEL SECTOR TRANSPORTE –
Subsecretaría de Recursos Hídricos, Argentina.
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIEN-
http://hidricos.obraspublicas.gov.ar
TAL Y SOCIALMENTE SUSTENTABLE, RE-
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio In-
GIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE,
ternacional y Culto. Comisión Nacional de Acti-
BANCO MUNDIAL (2005) Vía al Ambiente. Ver-
vidades Espaciales, Argentina.
sión Digital.
80 | MANUAL DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRAS VIALES | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA). Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Argentina.
Argentina. http://www.medioambiente.gov.ar
Secretaría de Energía, Argentina.
http://energia.mecon.gov.ar
Secretaría de Minería, Argentina.
http://www.minería.gov.ar
BASES PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL VIAL - BIBLIOGRAFÍA GENERAL | 81
El Manual de Evaluación y Gestión Ambiental
de Obras Viales (MEGA II) refleja la política
ambiental de la Nación y de la DNV, incorporando
a través de diferentes instancias específicas los
objetivos de desarrollo sustentable en materia vial,
el marco legal vigente a nivel nacional en materia
ambiental y la organización federal en relación
a la participación de las autoridades ambientales
provinciales donde se localiza el proyecto,
en concordancia con la Constitución Nacional.
El MEGA II se propone como una herramienta
que brinde el marco técnico y de procedimientos
para la consideración y aplicación de criterios
ambientales en la planificación, proyecto,
construcción, operación y mantenimiento de la
Obra Vial y especialmente en la evaluación y
control de sus eventuales efectos negativos.
Casa Central Julio A. Roca 738 (1067) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: (054) 11-4343-8520/29 www.vialidad.gov.ar
Plan Estratégico Territorial Provincia de Buenos Aires
Marca Estilo - Unidad Editorial
Cómo Abordar la Seguridad de los Niños como Pasajeros de
Ascendientes y Descendientes del Procér Don José Miguel Carrera
Plan de Desarrollo 2012-2015 / Palmira Avanza con su gente

References: Resolución 
 Resolución 

Resolución 

Resolución 
 Resolución

Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Artículo 11
 Resolución 

Resolución 
 Resolución 
 Resolución

Resolución