Source: http://docplayer.it/127406394-Deliberazione-della-giunta-comunale.html
Timestamp: 2019-10-23 10:39:39+00:00

Document:
Battistina Monti
1 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE COMUNE DI PALAGANO PROVINCIA DI MODENA C O P I A Comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 267/2000 il 16/05/2017 Nr. Prot Affissa all'albo Pretorio il 16/05/2017 APPROVAZIONE II VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO PAPA GIOVANNI 23 IN PALAGANO Nr. Progr. Data Seduta Nr /04/ L'anno DUEMILADICIASSETTE questo giorno DICIANNOVE del mese di APRILE alle ore 13:30 convocata con le prescritte modalità, nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: Cognome e Nome Qualifica Presenza Braglia Fabio SINDACO Presente Dignatici Patrizia VICESINDACO Assente Facchini Laura ASSESSORE Presente Totale Presenti 2 Totale Assenti 1 Assenti giustificati i signori: DIGNATICI PATRIZIA Assenti NON giustificati i signori: Nessun convocato risulta assente ingiustificato Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Vitale Roberta. In qualità di SINDACO, il Sig. BRAGLIA FABIO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
2 OGGETTO: APPROVAZIONE II VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO PAPA GIOVANNI 23 IN PALAGANO Premesso che il Comune di Palagano: LA GIUNTA COMUNALE a) con deliberazione di giunta comunale n. 59 del ha proceduto all approvazione in linea tecnica del progetto Definitivo - Esecutivo per la realizzazione di un impianto sportivo palestra a servizio del Centro Sportivo Papa Giovanni XXIII; b) ha ottenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un finanziamento di ,00, per la realizzazione del suddetto progetto, nell ambito del primo programma 6000 campanili, come da disciplinare approvato con D.M del 18/03/2014, registrato alla Corte dei Conti il al Reg. 1 fog. 2263; c) con deliberazione di giunta comunale n. 41 del ha proceduto ad aggiornare il Progetto Definitivo Esecutivo per la realizzazione della nuova palestra a servizio del Centro Sportivo Papa Giovanni XXIII, alla luce dell approvazione del disciplinare approvato con D.M. 3840/2014, inserendo all interno della progettazione definitiva - esecutiva gli aggiornamenti derivanti dagli studi geologico geotecnici eseguiti per la realizzazione dell opera; Premesso, inoltre, che: a) l Unione dei Comuni del Distretto Ceramico ha espletato, per conto del Comune di Palagano, la gara per l appalto dei lavori di realizzazione di un impianto sportivo Palestra a servizio del Centro Sportivo Papa Giovanni XXIII in Palagano, mediante procedura aperta, con importo a base di gara di ,00, di cui ,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006 (CIG E85 - CUP D67B ); b) la suddetta Unione, con determinazione n. 156 dell' ha aggiudicato definitivamente la gara alla ditta PI.CA. HOLDING IT S.r.l., con sede in piazza Luigi di Savoia n. 24, Milano, C.F. e P.IVA , con punti 80,74872, e con un ribasso sul prezzo del 5,189 % e quindi per un prezzo di aggiudicazione di ,37, inclusi ,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA; Considerato Che il Comune di Palagano, con determinazione n. 274 del , ha affidato i lavori di realizzazione di un impianto sportivo Palestra a servizio del Centro Sportivo Papa Giovanni XXIII in Palagano (CIG derivato CUP D67B ) alla ditta PI.CA. HOLDING IT S.r.l., piazza Luigi di Savoia n. 24, Milano, C.F. e P.IVA , per un prezzo di aggiudicazione di ,37, inclusi ,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, alle condizioni e come da risultanze della suddetta gara espletata dall Unione dei Comuni del Distretto Ceramico; Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del ad oggetto variante in corso d' opera per lavori nuova palestra a servizio del centro sportivo Papa Giovanni 23 - Comune di Palagano (MO) Premesso che con Determinazione n. 186 del a firma del Responsabile dell Ufficio Tecnico veniva disposto il recesso dal contratto di appalto stipulato con la ditta aggiudicataria in data Rep per i lavori di cui all oggetto, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. ed in particolare artt e 94; Premesso che con Determina n. 39 del veniva avviata procedura di interpello ai sensi dell' Art. 140 del D.Lgs. 163/2006 per il completamento dei lavori di realizzazione nuova palestra al
3 servizio del centro sportivo Casa Papa Giovanni XXIII nel Comune di Palagano in Provincia di Modena; Premesso che con Determina n. 66 del si è proceduto all aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto alla ditta PIACENTINI COSTRUZIONI S.P.A. con sede amministrativa in Via Lazio 15, frazione Montale Castelnuovo Rangone (MO) P.IVA perfezionata con Contratto Rep. n del per l importo contrattuale di ,69 comprensivo di oneri di sicurezza ed escluso IVA; Premesso che con Determina n. 76 del si è proceduto ad affidare l incarico di Direzione Lavori all Ing. VENTURELLI Alessandro, iscritto all Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena al n. 1968; Considerato che: - che il progetto della palestra e relativi nuovi spogliatoi, sottoposto all esame dell Ufficio Dipartimento di Sanità Pubblica Commissione NIP Sassuolo del Servizio Sanitario Regionale dell Emilia Romagna Rif., con particolare riguardo ai parametri aero-illuminanti, ha ottenuto Parere Favorevole - Prat. 6224/6.5 assunta al prot. n del ; - che il progetto della palestra e relativi nuovi spogliatoi, sottoposto all esame dell Ufficio Prevenzione del Comando Provinciale VVF Modena, ha ottenuto regolare Parere di Conformità - pratica n assunto al prot. n del ; - il Direttore dei Lavori, Ing. VENTURELLI Alessandro, ha comunicato al Comune di Palagano che durante il corso dei lavori si è reso necessario valutare l introduzione di alcune modifiche ascrivibili ai commi 1c) e 1e) dell art. 106 del D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti), sintetizzate nella Relazione Descrittiva allegata al presente atto; - la variante proposta comporta un aumento dell importo contrattuale di ,82 di cui per lavori pari ad ,55 e per oneri di sicurezza. 842,27; - ai sensi del Disciplinare tra Ministero dell infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il personale Direzione Generale per l Edilizia Statale e gli Interventi Speciali e Comune di Palagano, all art. 4 commi 3 e 4 si riporta: I ribassi d asta o altre economie di spesa, potranno essere utilizzati dal Comune per le eventuali perizie di variante che dovessero rendersi necessarie in corso d opera e che, redatte ai sensi dell art. 132 del D.Lgs. 163/2006, dovranno trovare copertura economica nell ambito del Quadro Economico finanziato nonché per eventuali ulteriori spese tecniche riconducibili alla gestione dell intervento e In relazione ad un eventuale perizia di variante in aumento sarà erogata, su richiesta del Comune, una rata corrispondente al maggiore importo pari alla differenza tra il Quadro Economico rimodulato a seguito di tale perizia ed il precedente risultante dal ribasso d asta. Riscontrata la necessità di integrare il Progetto precedentemente approvato in atti attraverso la previsione di una Perizia Suppletiva e di Variante che vede il recepimento delle modifiche illustrate - rideterminando gli importi previsti per la realizzazione dei lavori; Acquisita la Perizia Suppletiva e di Variante, inerente i lavori di realizzazione di un impianto sportivo palestra a servizio del Centro Sportivo Papa Giovanni XXIII nel Comune di Palagano (MO) presentata dal Direttore dei Lavori a questa Amministrazione - il cui RUP è Cappelletti Geom. Cesare - recante una stima di spesa complessiva di ,00, iva inclusa, di cui ,49 somme a disposizione, composta dai seguenti allegati: - Relazione Descrittiva; - Schema Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento nuovi prezzi; - Computo di Variante;
4 - Quadro Economico Generale di Variante 1 (subentro); - Quadro Comparativo; - Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi. RICHIAMATO il quadro economico sottostante, ripartito evidenziando la variante che si ritiene di apportare rispetto al Progetto iniziale: VARIANTE 1 (PI.CA) SUBENTRO (PIACENTINI) PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE 1 (PIACENTINI) A IMPORTO TOTALE LAVORI , , ,00 PROGETTO ORIGINARIO B di cui per ONERI SICUREZZA , , ,97 RIBASSO D ASTA 5,189% 5,189 % 5,189 % IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D ASTA , , ,37 DIFF. +/- CONTR TOTALE LAVORI , , ,37 A dedurre lavori già eseguiti dal // , ,68 primo aggiudicatario (PICA) al del R.A. IMPORTO LAVORI // , ,69 SUBENTRO Importo netto Perizia // ,82 NUOVO IMPORTO // ,51 CONTRATTUALE C SOMME A DISPOSIZIONE Lavori in economia 2.000, , ,00 Totale netto altri costi di 9.000, , ,00 intervento Somme da ribasso d' asta , , ,32 Lavori appalto originario primo , ,68 aggiudicatario Totale lordo SPESE , , ,44 TECNICHE Totale IVA sui lavori , , ,05 TOTALE GENERALE , , ,00 0,00 RITENUTA detta elaborazione tecnica meritevole di approvazione; VISTA l attestazione del Responsabile del Servizio circa la conformità delle opere alle norme urbanistiche ed edilizie, nonché alle norme di sicurezza, sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica, dalla quale risulta altresì che dall investimento non deriveranno maggiori oneri di gestione;
5 CONSIDERATO che la spesa è finanziata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell ambito del primo programma 6000 campanili, come da disciplinare approvato con D.M del 18/03/2014, registrato alla Corte dei Conti il al Reg. 1 fog. 2263; RITENUTO che : - sussistono tutti i presupposti per l approvazione della perizia di Variante, ai sensi dell art. 162 c. 3 e 4 del DPR 207/2010, in quanto conforme alle caratteristiche e modalità previste dalla normativa; - a seguito della presente Perizia Suppletiva e di Variante risulti necessario rideterminare i tempi di esecuzione di lavori contrattuali, posticipando gli stessi per un periodo pari a gg 90, a compensazione dei maggiori lavori da eseguire ed a causa della tipologia di alcune lavorazioni introdotte; CONSIDERATO CHE la stessa non andrà in alcun modo a variare gli importi previsti e già approvati per la realizzazione dei lavori; VISTI: - il D. Lgs n. 163 e s.m.e.i.; - il D.Lgs n. 50; - il D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.e.i.; - lo Statuto Comunale; VISTO il parere favorevole reso, ai sensi dell art. 49, I comma del D.Lgs. 267/2000, dal responsabile del Servizio Tecnico con riferimento alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario con riferimento alla regolarità contabile; Con voti unanimi espressi per alzata di mano D E L I B E R A per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate: 1) DI APPROVARE, ai sensi dell art. 162 c. 3 e 4 del D.P.R. 207/2010 e s.m.e.i., nei suoi elementi costitutivi la Perizia Suppletiva e di Variante, inerente i lavori di realizzazione di un impianto sportivo palestra a servizio del Centro Sportivo Papa Giovanni XXIII nel Comune di Palagano (MO) presentata dal Direttore dei Lavori Architettonici a questa Amministrazione - il cui RUP è Cappelletti Geom. Cesare; 2) DI APPROVARE conseguentemente il quadro economico della Perizia Suppletiva di Variante in oggetto, comprensiva degli importi in variante - come di seguito riportato: PERIZIA SUPPLETIVA A IMPORTO TOTALE LAVORI ,00 B di cui per ONERI SICUREZZA ,97 RIBASSO D ASTA 5,189 % IMPORTO LAVORI AL NETTO ,37 DEL RIBASSO D ASTA TOTALE LAVORI ,37 A dedurre lavori già eseguiti dal ,68 primo aggiudicatario (PICA) al del R.A. IMPORTO LAVORI ,69 SUBENTRO Importo netto Perizia ,82
6 C NUOVO IMPORTO ,51 CONTRATTUALE SOMME A DISPOSIZIONE Lavori in economia 2.000,00 Totale netto altri costi di 9.000,00 intervento Somme da ribasso d' asta 5.548,32 Lavori appalto originario primo ,68 aggiudicatario Totale lordo SPESE TECNICHE ,44 Totale IVA sui lavori ,05 TOTALE GENERALE ,00 3) DI FAR FRONTE ALLA SPESA per la completa realizzazione dell opera tramite il finanziamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell ambito del primo programma 6000 campanili, come da disciplinare approvato con D.M del 18/03/2014, registrato alla Corte dei Conti il al Reg. 1 fog. 2263, di cui alla parte narrativa del presente atto; 4) DI DARE ATTO della conformità delle opere alle norme urbanistiche ed edilizie, nonché alle norme di sicurezza, sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica, come da apposita attestazione del Responsabile del Servizio Tecnico e che dall investimento non deriveranno maggiori oneri di gestione; 5) DI DARE ATTO ALTRESI CHE : - sussistono tutti i presupposti per l approvazione della Perizia Suppletiva e di Variante, ai sensi dell art. 162 c. 3 e 4 del DPR 207/2010, in quanto conforme alle caratteristiche e modalità previste dalla normativa; - a seguito della presente Variante risulta necessario rideterminare i tempi di esecuzione di lavori contrattuali, posticipando gli stessi per un periodo pari a gg. 90 a compensazione dei maggiori lavori da eseguire ed a causa della tipologia di alcune lavorazioni introdotte; 6) DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Tecnico di provvedere ad ogni provvedimento inerente e conseguente il presente atto; 7) DI DICHIARARE la presente deliberazione a voti unanimi espressi per alzata di mano in separata votazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 IV c. del Dlgs 267/2000.
7 Letto, confermato e sottoscritto. IL SINDACO F.to Braglia Fabio IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Vitale Roberta Si attesta: ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio del Comune il 16/05/2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Lì, 16/05/2017 RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Ferrarini Emanuela È copia conforme all'originale. RESPONSABILE DEL SERVIZIO Lì, Ferrarini Emanuela ESECUTIVITA' La presente deliberazione: è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. E' divenuta esecutiva il 19/04/2017 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000. Lì, 19/04/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Vitale Roberta
8 COMUNE DI PALAGANO PROVINCIA DI MODENA DELIBERAZIONE DEL GIUNTA COMUNALE Delibera nr. 20 Data Delibera 19/04/2017 OGGETTO APPROVAZIONE II VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO PAPA GIOVANNI 23 IN PALAGANO PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000 IL RESPONSABILE DEL III SERVIZIO - SERVIZIO TECNICO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data 19/04/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to geom. Cappelletti Cesare Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE Data 19/04/2017 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to GUALANDI KATIUSCIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA PROVINCIA DI MODENA C O P I A Trasmessa ai Capigruppo Consiliari il Affissa all'albo Pretorio il 07/12/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE PROGETTO ESECUTIVO RIDIMENSIONAMENTO INTERVENTO PROGETTO BIBLIOTECA COMUNALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE CITTA' DI GOITO PROVINCIA DI MANTOVA Comunicata ai Capigruppo Consiliari il Nr. Prot. C O P I A PROGETTO ESECUTIVO RIDIMENSIONAMENTO INTERVENTO PROGETTO BIBLIOTECA COMUNALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE COMUNE DI VERGATO PROVINCIA DI BOLOGNA Comunicata ai Capigruppo C O P I A il Nr. Prot. RECUPERO FUNZIONALE, RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA PROVINCIA DI BOLOGNA C O P I A Comunicata ai Capigruppo Consiliari il 05/08/2005 Nr. Prot. 17646 Trasmessa al Prefetto il Nr. Prot. Trasmessa
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE COMUNE DI PALAGANO PROVINCIA DI MODENA C O P I A Comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 267/2000 il Nr. Prot. Affissa all'albo Pretorio il
COMUNE DI CASTELL ARQUATO Provincia di Piacenza.. N. 57 REGISTRO DELIBERAZIONI VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE... OGGETTO: APPROVAZIONEE RELAZIONE DI COLLAUDO, PRESENTATA DALL ING. LUIGI
COPIA COMUNE DI SEMPRONIANO (Provincia di Grosseto) Verbale di deliberazione GIUNTA MUNICIPALE Delibera n. 33 del 30/06/2014 Oggetto: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PARCO PUBBLICO DI SEMPRONIANO.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 4 DEL 23 GENNAIO 2015 O G G E T T O
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 4 DEL 23 GENNAIO 2015 O G G E T T O P.O. FESR 2007-2013 ASSE II AZIONE 2.1.2. LINEA 2.1 RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL LAGO MILECCHIA AUTORIZZAZIONE ALLA REDAZIONE
COMUNE DI BARENGO DELIBERAZIONE N. 100 Trasmessa a Il Prot. n. PROVINCIA DI NOVARA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO IMPIANTO DI
COPIA COMUNE DI PESCOSOLIDO PROVINCIA DI FROSINONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE VERBALE N. 26 DEL 24-05-2016 OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI PER LA SISTEMAZIONE, MESSA IN SICUREZZA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA PROVINCIA DI MODENA C O P I A Trasmessa ai Capigruppo Consiliari il Affissa all'albo Pretorio il 13/10/2017 GESTIONE DELLA PALESTRA
COMUNE DI CAPOLIVERI PROVINCIA DI LIVORNO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE C O P I A Comunicata ai Capigruppo Consiliari il 25/02/2011Nr. Prot. 2855 PROGETTO DI RITRUTTURAZIONE DEL LOCALE COMUNALE DENOMINATO
COMUNE DI BUSSETO Provincia di Parma Verbale di deliberazione della Giunta Comunale Originale N. 168 del 06/12/2005 OGGETTO : ESAME ED APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA DI SPESA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE

References: Art. 140
 art. 106
 art. 4
 art. 132
 art. 162
 art. 49
 art. 162
 art. 162
 ART. 49