Source: https://es.scribd.com/document/324703289/Resolucion-de-Alcaldia
Timestamp: 2019-04-22 19:00:33+00:00

Document:
Informe Final 2016 I.E. Nº 64151.docx
examen presupuesto.docx
Presupuesto Converted
Guía_de_Aprendizaje N°30 Presupuesto de operación, inversión y financiación
Los presupuestos pueden clasificarse desde varios puntos de vista.docx
con los siguientes trabajos: - Instalación de 61 conexiones domiciliarias de desagüe condominial. con un porcentaje de incidencia acumulado del 1. 03 y 04 del Jr. Construcción de 14 buzonetas de 1. sobre el Adicional de Obra N° 01 vinculante con el Deductivo de Obra N° 01. Supervisión. Instalación de 90.50 m. DISTRITO DE CALLERÍA. Ricardo Palma. el Representante Legal del CONSORCIO SUPERVISION RICARDO PALMA encargado de la Supervisión de la Obra. de forma que cumpla así los objetivos para los cuales fue proyectada ésta. RICARDO PALMA CUADRAS 01. deficiencias que serán superadas mediante el cambio del Sistema de Conexiones domiciliarias de desagüe directas. Instalación de 513. las mismas que generan deductivos y adicionales de obras.63 m de tubería HDPE NTP ISO 21138 DN 160MM N-8. Logrando con ello que la obra en su conjunto cumpla con los niveles de seguridad y durabilidad exigidos en este tipo de obras.0 m de diámetro y una altura variable entre 1. Construcción de 2 buzones de 1.51. debido al tipo de diseño planteado en el Expediente Técnico.20 m y 1. siendo que el monto neto del Adicional ascendiera a un total de S/. en el cual señala que la ejecución del adicional es para dar solución a las deficiencias de hermeticidad presentadas en las acometidas de descarga de las conexiones domiciliarias de desagüe (tubería HDPE de 160 mm) a la Red Secundaria (tubería HDPE de 200 mm). Por lo que se deben realizar las modificaciones al proyecto planteadas por el contratista.50 m y 2. El adicional se sustenta abajo la siguiente estructura de costos: Que. .54 m de tubería HDPE NTP ISO 21138 DN 200MM SN-8. “MEJORAMIENTO DEL JR. poniendo en riesgo el pavimento rígido proyectado a causa de las filtraciones y fugas de agua en estas conexiones.87. manifestando que el adicional surge por la necesidad de ejecutar partidas referidas a la instalación del Sistema de Conexiones domiciliarias directas de desagüe en las cuadras N° 02. por el sistema de conexiones domiciliarias de desagüe condominio. PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI”. 03 Y 04. la solicitud del Adicional de obra N°01 vinculante con el Deductivo de Obra N°01.164.20 m de diámetro y una altura variable entre 1. Liquidación y Archivo.0 m. 02.CORONEL PORTILLO – UCAYALI”.87% al monto contratado. con Carta N° 031-2015-CSRP de fecha 31/12/2015. informa al Sub Gerente de Obras. Por lo mismo da su conformidad aprobando el Adicional de Obra N°01 con la finalidad de lograr la meta y funcionalidad de la obra por motivo que el sistema de conexiones domiciliarias de desagüe proyectado presenta fallas en las juntas acometidas de descarga domiciliaria (tubería HDPE de DN 160 mm) a la red secundaria (Tubería HDPE de DN 200 mm).
Liquidación y Archivo. por lo que a consecuencia de dicho deductivo se cubrirá el Adicional de Obra N° 01. que el Supervisor de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. cuyo porcentaje de incidencia es de (1. 150. la Sub Gerencia de Obras. por ser mayor el deductivo vinculante en S/. DISTRITO DE CALLERÍA. resulta indispensable la emisión del acto administrativo de Aprobación del Presupuesto del Adicional de Obra N° 01. Supervisión. Que. por partidas que ya no se van a ejecutar en la Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. 51. remite a la Gerencia de Asesoría Jurídica todos los actuados del Adicional de Obra N° 01 vinculante con el Deductivo de Obra N° 01. debiendo considerar realizar modificaciones de metas físicas.8 del Articulo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”.67 y la incidencia total es de -0. PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI”. pone en conocimiento de la Gerencia de Infraestructura y Obras. 51. Que el Asesor Legal de la Gerencia de Infraestructura y Obras a través del Informe Legal N° 004-2016-MPCP-GM-GIO-OAL de fecha 07/0172016.87 (Cincuenta y un Mil Ciento Sesenta y Cuatro con 87/100 Soles). los cuales. estableciéndose como causal situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato. en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 207° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.54 (Cincuenta y Un Mil Seiscientos Quince y 54/100 Soles) con una incidencia de -1. por lo que de los antecedentes y análisis realizado es Procedente Aprobar el Adicional N° 01. 03 Y 04. RICARDO PALMA CUADRAS 01. por un monto de S/.615. RICARDO PALMA CUADRAS 01.01% y el plazo necesario para ejecutar el Adicional de Obra N° 01 es de 20 días calendario. de los antecedentes y análisis realizados es Procedente Aprobar el Adicional de Obra N° 01.Que.87%). DISTRITO DE CALLERIA.4 y 1. Supervisión. .88%. PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI”.164. Por lo que. Liquidación y Archivo. se presume han sido elaborados de manera funcionalmente responsable y con estricto apego a la legalidad. 02. 02. conforme lo imponen los incisos 1. a través del Informe N° 006-2016-MPCP-GM-GIO-SGOSLA de fecha 06/01/2016. 03 Y 04. concluyendo que de conformidad con los informes técnicos emitidos por el Supervisor de Obra y la Sub Gerencia de Obras. ha emitido su pronunciamiento respecto de Adicional de Obra N° 01 vinculante con el Deductivo de obra N° 01 de acuerdo a lo informado la causal del adicional se ha generado por modificaciones del Expediente Técnico. por un monto de S/.
habiendo sido analizado el presente Expediente Técnico de Deductivo Vinculante de Obra N° 01.87% del monto de la ejecución contractual.Que en el Capítulo V. será atendido con cargo a cuenta del Deductivo de Obra N° 01 vinculante a la presente obra. N° 184-2008-EF y modificado mediante D. Que.87 (Cincuenta y Un Mil Ciento Sesenta y Cuatro con 87/100 Soles). Adicional que es vinculante al Deductivo de Obra N° 01 teniendo una incidencia real acumulativa de -0.APROBAR el ADICIONAL de OBRA N° 01 al Contrato de Ejecución de Obra N° 002-2015-MPCP. con una incidencia del 1. RICARDO PALMA CUADRAS 01. 03 Y 04. por el área técnica y legal correspondiente y estando a las consideraciones expuestas en los puntos procedentes y de conformidad con lo establecido en el Artículo 20° numeral 6) de la ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades. PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI”. Y en el inciso e) se define al Presupuesto Deductivo Vinculante como Presupuestos deductivos derivados de las situaciones de obra directamente relacionados con las prestaciones adicionales de obra. así como el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por D. SE RESUELVE: ARTICULO PRIMERO. . siempre que ambas respondan a la finalidad del contrato original.Ley de Competencias del Estado y su modificatoria mediante Ley N° 29873. N° 1017 .164. 02. inciso d) de la Directiva N° 002-2010CG-/OEA aprobado por Resolución de Contraloría N° 196-2010-CG.164.S. ARTICULO SEGUNDO.S. por el monto de S/ 51. D. DISTRITO DE CALLERÍA.87 (Cincuenta y Un Mil Ciento Sesenta y Cuatro con 87/100 Soles). por un monto de S/ 51. Leg. N° 138-2012-EF. aprobado con Resolución de Alcaldía N° 003-2016-MPCP de fecha 11/01/2016.615. numeral 1.54 (Cincuenta y Un Mil Seiscientos Quince y 547100 Soles)..DISPONER que este Adicional de Obra N° 01 por el monto de S/ 51. Directiva N° 002-2010-CG/OEA aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 196-2010-CG.. no s e requiere de su ejecución constituyendo reducciones y/o supresiones en el costo de la obra”. referente al proyecto: “MEJORAMIENTO DEL JR.01 con gastos generales y utilidades. define al presupuesto deductivo de obra como: “Valoración económica de las obras que estado consideradas en el alcance del contrato.
ENCARGAR al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. para que determine las posibles responsabilidades a que hubiera lugar. ARTICULO SEXTO. Unión N° 195 – Pucallpa ... Regístrese.ENCARGAR a la Gerencia de Secretaria General la notificación y distribución mediante correo electrónico institucional de la presente Resolución.ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías de Información la publicación de la presente Resolución en el portal web de la institución. ARTICULO CUARTO.. ARTICULO QUINTO. Comuníquese. Cúmplase y Archívese DISTRIBUCION GM GAJ GIO OCI Archivo Para efectos de Notificación Domicilio Legal: Jr.ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura y Obras el cumplimiento de la presente Resolución..ARTICULO TERCERO.
Documentos similares a Resolución de Alcaldía
Ejercicio_N1_OP_01_oct_2018.docx
Calculadora_ Presupuesto Mensual
Resolucion de Gerencia Autoavaluo

References: Artículo 207
 Artículo 20
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución