Source: https://www.transnetbw.de/de/netzentwicklung/projekte/suedlink/planung-und-genehmigung
Timestamp: 2020-04-08 08:23:15+00:00

Document:
Planung und Genehmigung | TransnetBW GmbH
Planungsdaten einsehen
Entscheidung über Erdkabelkorridor nach § 12 NABEG Bundesnetzagentur legt verbindlichen Erdkabel-Korridor fest
Alle Entscheidungen der Behörde stehen nach Bekanntgabe auf der Seite der Bundesnetzagentur zum Download bereit.Die entsprechenden Links auf die Bescheide finden Sie hier.
Bescheid nach § 12 NABEG - Vorhaben 3, Abschnitt A
Bescheid nach § 12 NABEG - Vorhaben 4, Abschnitt A
Übersichtskarten § 12 NABEG
Übersichtskarten des von der Bundesnetzagentur festgelegten Erdkabelkorridors nach § 12 des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes (NABEG)
Übersichtskarte § 12 NABEG - Abschnitt A
Steckbriefe § 19 NABEG
Informationen zu den untersuchten Korridorabschnitten
Seit Februar 2020 reichen TransnetBW und TenneT abschnittsweise den Antrag auf Planfeststellungsbeschluss nach § 19 NABEG bei der Bundesnetzagentur ein. In den Unterlagen sind ein erster Vorschlag für einen Verlauf der Erdkabel sowie mögliche Alternativen enthalten. Die Vorschläge für einen Leitungsverlauf liegen innerhalb des von der Bundesnetzagentur festgelegten 1.000 Meter breiten Erdkabel-Korridors.
Zusammen mit dem Antrag nach § 19 NABEG reichen TransnetBW und TenneT Steckbriefe ein, in denen die Fachplaner der ARGE SuedLink den vorgeschlagenen Leitungsverlauf für einzelne, etwa 10 Kilometer lange Segmente von SuedLink näher erläutern. Die Steckbriefe beinhalten die Herleitung und Begründung des vorgeschlagenen Verlaufs.
Die Steckbriefe bereits eingereichter § 19-Anträge finden Sie unten zum Download.
Für den Antrag auf Planfeststellungsbeschluss hat die ARGE SuedLink mögliche Leitungsverläufe innerhalb des von der Bundesnetzagentur festgelegten Korridors vertiefend untersucht. Der Korridor wurde qualitativ und quantitativ anhand von Kriterien der Raumordnung und Bauleitplanung, der öffentlichen und privaten Belange, der Umweltschutzgüter sowie der Wirtschaftlichkeit und Bautechnik untersucht und mögliche Verläufe miteinander verglichen. Neben den Untersuchungsergebnissen enthält der Antrag daher auch einen ersten Vorschlag für einen möglichen Leitungsverlauf sowie Alternativen. Die Anträge auf Planfeststellungsbeschluss werden von TransnetBW und TenneT abschnittsweise eingereicht. Alle von der Behörde bereits geprüften Anträge finden Sie hier.
Antrag nach § 19 NABEG - Vorhaben 3, Abschnitt A
Antrag nach § 19 NABEG - Vorhaben 4, Abschnitt A
Die Allgemeinverständliche Zusammenfassung (AVZ) veranschaulicht die wesentlichen Inhalte des Antrags und fasst diese zusammen.
Vom Untersuchungsraum zum Leitungsverlauf
Die Herleitung eines für Mensch und Natur möglichst verträglichen Leitungsverlaufs, erfolgt in mehreren Stufen unter Berücksichtigung raumordnerischer, umweltfachlicher und wirtschaftlicher Kriterien.
In einer Widerstands-Entfernungs-Analyse werden dann Raumwiderstände in ein Verhältnis zu einem möglichst kurzen Verlauf gebracht. Auf diese Weise wird ein Raum berechnet, der möglichst kurze Verbindungen erlaubt und zugleich möglichst wenige räumliche und bautechnische Hindernisse enthält. Das Ergebnis ist ein länglicher, strukturierter Untersuchungsraum zwischen den Netzverknüpfungspunkten.
Um innerhalb des strukturierten Untersuchungsraums mögliche 1.000 Meter breite Erdkabel-Korridore zu erarbeiten, werden weitere kleinräumige oder regional vorliegende Kriterien hinzugezogen. Die Umweltplaner von TenneT und TransnetBW entwickelten zunächst ein Netz aus geeigneten Erdkabel-Korridoren. Diese wurden gemeinsam mit der Öffentlichkeit vor Ort und online diskutiert und auf Basis der gesammelten Hinweise angepasst
In der Bundesfachplanung wird dann durch eine vertiefende Raumwiderstandsanalyse und umfassende Umweltuntersuchungen ein 1.000 Meter breiter Erdkabel-Korridor festgelegt. Das zweistufige Antragsverfahren beginnt mit dem Antrag nach § 6 NABEG den der Vorhabenträger bei der Bundesnetzagentur einreicht. Er enthält einen Vorschlag für einen Erdkabel-Korridor und in Frage kommende Alternativen sowie Vorschläge zu den geplanten Inhalten der später vorzulegenden vollständigen Unterlagen nach § 8 NABEG.
In einem zweiten Schritt werden dann die Unterlagen nach § 8 NABEG erstellt. Diese enthalten u.a. den Umweltbericht der Strategischen Umweltprüfung (SUP), eine Raumverträglichkeitsstudie, die Prüfung der Natura 2000-Verträglichkeit sowie eine artenschutzrechtliche Ersteinschätzung für die zu untersuchenden Erdkabel-Korridore. Um die Belange von Mensch und Natur bei der Findung eines Erdkabel-Korridors bestmöglich zu berücksichtigen, werden in verschiedenen Bewertungsschritten einzelne Korridorsegmente analysiert und miteinander verglichen. Dem liegt ein Kriterienset zugrunde, das detaillierter und raumkonkreter ist als noch bei den Antragsunterlagen nach § 6 NABEG und zusätzliche Themen abdeckt. Dazu gehören beispielsweise eine flächendeckende Erhebung der Bauleitplanungen, der potenziell betroffenen Arten oder Abstimmungen mit den Wasserbehörden der Länder. Auf Basis dieser Untersuchungen und einer erneuten Öffentlichkeitsbeteiligung legt die Bundesnetzagentur abschnittsweise den Erdkabel-Korridor mit den geringsten Auswirkungen für Mensch und Umwelt fest. Dieser Beschluss ist verbindlich und legt den Grundstein für das anschließende zweite Genehmigungsverfahren: die Planfeststellung.
Mit Ihrer lokalen Expertise die Detailplanung weiter optimieren Beteiligen Sie sich online an der SuedLink-Planung!
Mit unserem kartenbasierten Online-Tool haben Sie die Möglichkeit, sich den aktuellen Planungsstand und alle relevanten Kriterien anzeigen zu lassen. So können Sie sehen, in welchem Abschnitt der Erdkabel-Korridor für die Detailplanung im Planfeststellungsverfahren schon feststeht und wo der Vorschlagskorridor von TransnetBW und TenneT noch von der Bundesnetzagentur geprüft wird.
Darüber hinaus laden wir Sie ein, sich am nächsten Schritt der Planung, der Entwicklung des genauen Trassenverlaufs innerhalb der derzeit 1.000 m breiten Erdkabelkorridore, zu beteiligen.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Beteiligungsmöglichkeit um ein zusätzliches Angebot der Vorhabenträger handelt und nicht die Beteiligung am formellen Genehmigungsverfahren der Bundesnetzagentur ersetzt.
Hinweise zu relevanten geplanten / genehmigten Planungen Dritter wie z.B. neue Straßen oder Wege
Neue Windenergieanlagen, die über die Kommune genehmigt werden
Hier können Sie nachlesen, welche Ziele und Vorgaben für die Entwicklung des genauen Leitungsverlaufs innerhalb der Korridore berücksichtigt werden müssen.
Bitte beachten Sie, dass im Antrag auf Planfeststellungsbeschluss nach § 19 Ihre Vorschläge noch nicht aufgenommen werden können. Sie haben aber die Möglichkeit, im Rahmen der Antragskonferenzen im Planfeststellungsverfahren Ihre Vorschläge für einen konkreten Leitungsverlauf gegenüber der Bundesnetzagentur vorzubringen.
TransnetBW und TenneT werden alle Vorschläge aus der informellen wie auch aus der formellen Öffentlichkeitsbeteiligung prüfen und nutzen, um einen bestmöglichen Verlauf vor Ort vorzulegen.
TransnetBW und TenneT haben im Frühjahr 2019 damit begonnen, innerhalb des bei der Bundesnetzagentur eingereichten Vorschlagskorridors erste biologische Kartierungen von Tieren und Pflanzen durchführen zu lassen. Mit der Erfassung von Vegetationen und tierischen Lebensräumen prüfen die Vorhabenträger, ob in bestimmten Gebieten des Korridors ein raum- und umweltverträglicher Leitungsverlauf möglich wäre.
Die von externen Fachbüros durchgeführten Kartierungen werden in der Regel zu Fuß auf öffentlichen Wegen durchgeführt. Dabei bewegen sich die Kartierenden langsam und unauffällig durch das zu untersuchende Gebiet und notieren ihre optischen und akustischen Wahrnehmungen. Für einige Tiergruppen werden zusätzliche Hilfsmittel ausgelegt. So werden z. B. bei Fledermäusen nachts Fangnetze aufgestellt und dauerhaft betreut, um eingefangene Tiere sofort wieder befreien zu können. Mit Tagesbeginn wird das Netz wieder abgebaut. Wie eine biologische Kartierung im Detail abläuft, können Sie sich in unserem Videotagebuch „Dem Hasenohr auf den Fersen“ ansehen.
Die Dauer einer Kartierung hängt vom Untersuchungsgegenstand und regionalen Gegebenheiten, wie den Lebenszyklen der Flora und Fauna oder der Witterung ab. Alle Untersuchungen werden umsichtig und schonend durchgeführt, so dass keine Schäden an den Flächen oder deren Bewuchs entsteht. Die Kartierungen werden zudem eng mit den zuständigen Oberen und Unteren Naturschutzbehörden abgestimmt.
Kartierberichte Bestandteil der Planfeststellungsunterlagen
Ab Februar 2020 werden innerhalb des Vorschlagskorridors weitere vertiefende Kartierungen durchgeführt, die dazu beitragen, den genauen Leitungsverlauf im Rahmen des Planfeststellungsverfahren zu finden. Im Vorfeld der Kartierungen werden diese öffentlich bekanntgegeben. Die Untersuchungsberichte der Kartierenden fließen dann mit in die Planfeststellungsunterlagen ein, die TenneT und TransnetBW im Rahmen des Verfahrens bei der Bundesnetzagentur einreichen werden.
Im Rahmen der Vorbereitungen des Planfeststellungsverfahrens werden umfangreiche Bodenuntersuchungen durchgeführt. Diese beginnen im zweiten Halbjahr 2020. Die Ergebnisse aus diesen bodenkundlichen Feld- und Laborerfassungen ergänzen die bereits vorhandenen Datengrundlagen und bestimmen über die Art des Verfahrens und des Maschineneinsatzes bei den Verlegearbeiten. Sie sind keine Vorfestlegung auf einen bestimmten Leitungsverlauf, sondern dienen der Überprüfung der bautechnischen Machbarkeit der Vorschläge. Ist diese Machbarkeit gegeben, kann aus bautechnischer Sicht mit den Vorschlägen weitergeplant werden. Andernfalls müssen entweder andere technische Verfahren oder neue Verläufe geprüft werden. Die Entscheidung über den Leitungsverlauf trifft die Bundesnetzagentur.
Im Archiv finden Sie ältere Planungsstände zum SuedLink:
Steckbrief Vorhaben 3 A1 Trassenvorschlag Segment001
Steckbrief Vorhaben 3 A1 Trassenvorschlag Segment003
PDF / 2,5 MB / DE
Steckbrief Vorhaben 3 A2 Trassenvorschlag Segment004
PDF / 1,6 MB / DE
Steckbrief Vorhaben 3 A2 Trassenvorschlag Alternative1
PDF / 3,2 MB / DE
Steckbrief Vorhaben 3 A2 Trassenvorschlag Alternative 2
PDF / 3,8 MB/ DE
Steckbrief Vorhaben 3 A3 Trassenvorschlag Segment005
PDF / 4,8 MB / DE
Steckbrief Vorhaben 3 A3 Trassenvorschlag Segment006
PDF / 5,1 MB / DE
Steckbrief Vorhaben 3 A3 Trassenvorschlag Segment007
PDF / 3,3 MB / DE
Steckbrief Vorhaben 3 A3 Trassenvorschlag Alternative1
PDF / 2,8 MB / DE
Steckbrief Vorhaben 3 A4 Trassenvorschlag Segment008
PDF / 3,4 MB / DE
Steckbrief Vorhaben 3 A4 Trassenvorschlag Segment009
PDF / 2,6 MB / DE
Steckbrief Vorhaben 3 A4 Trassenvorschlag Segment010
PDF / 4,3 MB / DE
Steckbrief Vorhaben 4 A1 Trassenvorschlag Segment002
PDF / 4,2 MB / DE
Steckbrief Vorhaben 4 A1 Trassenvorschlag Segment003
PDF / 1,7 MB / DE
Steckbrief Vorhaben 4 A2 Trassenvorschlag Segment004
PDF / 2 MB / DE
Steckbrief Vorhaben 4 A2 Trassenvorschlag Alternative1
PDF / 3,1 MB / DE
Steckbrief Vorhaben 4 A2 Trassenvorschlag Alternative2
Steckbrief Vorhaben 4 A3 Trassenvorschlag Segment005
Steckbrief Vorhaben 4 A3 Trassenvorschlag Segment006
Steckbrief Vorhaben 4 A3 Trassenvorschlag Segment007
Steckbrief Vorhaben 4 A3 Trassenvorschlag Alternativen
Steckbrief Vorhaben 4 A4 Trassenvorschlag Segment008
Steckbrief Vorhaben 4 A4 Trassenvorschlag Segment009
Steckbrief Vorhaben 4 A4 Trassenvorschlag Segment010

References: § 12
 § 12
 § 12
 § 12
 § 12
 § 12
 § 19
 § 19
 § 19
 § 19
 § 19
 § 19
 § 6
 § 8
 § 8
 § 6
 § 19