Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-40813-de-agosto-3-de-2018?documento=legcol&contexto=legcol_0383a91b905a4baea39c12dddc170d0e&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-17 08:01:37+00:00

Document:
﻿ RESOLUCIÓN 40813 DE AGOSTO 3 DE 2018
RESOLUCIÓN 40813 DE 03 DE AGOSTO DE 2018
CONTENIDO:MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. MODIFICA EL PLAN DE EXPANSIÓN DE REFERENCIA TRANSMISIÓN 2015-2029 ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 40095 DE 2016.
RESOLUCIÓN 40813 DE 2018
“Por la cual se modifica la Resolución MME 40095 de 2016 mediante la cual se adoptó el plan de expansión de referencia generación - Transmisión 2015-2029”.
Que mediante Resolución MME 40095 del 1º de febrero de 2016, se adoptó el plan de expansión de referencia generación - Transmisión 2015-2029, estableciendo como fecha de puesta en operación de los proyectos objeto de las “obras costa Caribe”, agosto y noviembre de 2020.
Que la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, mediante oficio radicado MME 2018052249 del 11-07-2018, indica que en el ejercicio de sus labores de planeamiento, con relación a las fechas de entrada en operación recomendadas para algunos proyectos definidos en el plan de expansión 2015-2029, los cuales fueron adoptados por el Ministerio de Minas y Energía mediante la Resolución MME 40095 del primero de febrero de 2016, encuentra que se dispone de un tiempo limitado para su ejecución dados los plazos requeridos para el desarrollo de los procesos de convocatoria, garantías, ejecución de la obra incluidos los diseños, licenciamiento ambiental, suministros y construcción.
Que en consecuencia, se solicita desplazar las fechas de puesta en operación, FPOs, de algunos proyectos incluidos en dicho plan.
Que ante la modificación de las fechas de entrada en operación se analizó la utilidad de cada una de las obras y las medidas a tomar hasta tanto entren en servicio, lo cual fue considerado en la sesión 165 del Comité asesor de planeamiento de la transmisión, CAPT, el 29 de mayo del presente.
ART. 1º—Modificar el plan de expansión de referencia 2015-2029 adoptado mediante Resolución MME 40095 del 1º de febrero de 2016, señalando nueva FPO para los siguientes proyectos:
1. Nueva subestación San Juan 220 kV diciembre de 2021
2. Nueva subestación El Río 220 kV junio de 2022
3. Nueva subestación Toluviejo 220 kV junio de 2022
4. Nuevo corredor Sabanalarga - Bolívar 500 kV junio de 2022

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución