Source: http://foro.osce.gob.pe/viewtopic.php?f=19&t=95188&p=311417&sid=801717d912bfff129ab59782e085212f
Timestamp: 2018-06-20 20:50:33+00:00

Document:
FORO DE LAS ADQUISICIONES PUBLICAS • Ver Tema - Pago por daños y perjuicios
Pago por daños y perjuicios
por mfernando » Mié Nov 13, 2013 4:02 pm
Una Entidad cita para la entrega del terreno al Contratista y éste no lo recepciona por ser incompatible con lo que se indica en el expediente técnico, la entidad ha demorado 90 días calendarios en subsanar las condiciones observadas y poder citar nuevamente al Contratista para su recepción; en este período de tiempo el Contratista ha incurrido en gastos como el Pago de Residente de Obra, Representante Legal, alquiler de camioneta, alquiler de oficina, etc; para las coordinaciones constantes con la entidad para que aceleren la entrega del terreno, adicionalmente que el contratista tiene compromisos por escrito para ésta obra determinada con su personal técnico y proveedores.
El contratista ha recepcionado el terreno con las observaciones levantadas por la Entidad, ya que la demora en la entrega del terreno es atribuible a la Entidad, ¿El contratista puede solicitar se le reconozcan estos gastos realizados durante este período de espera debidamente documentados y sustentados?, ¿Se solicitaría pago por daños y perjuicios?
Y si estos gastos superan el 75/10 000 indicados en el Artículo 184 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿Es competencia exclusiva de la entidad aprobar o no dicho pago?, y de ser negativa la respuesta de la Entidad, ¿dicha negativa es causal de conciliación y/o arbitraje?
Registrado: Mié Nov 13, 2013 2:19 pm
Re: Pago por daños y perjuicios
por VMDELACRUZ » Lun Dic 09, 2013 5:32 pm
Sobre el particular, el Artículo 184° establece que en caso se incumpla alguna de las condiciones para el inicio del plazo de ejecución, el contratista podrá iniciar el procedimiento de resolución
del contrato dentro del plazo de quince (15) días de vencido el plazo previsto para el cumplimiento de las condiciones. Asimismo, en el mismo plazo tendrá derecho a solicitar resarcimiento de daños y perjuicios debidamente acreditados, hasta por un monto equivalente al cinco por diez mil (5/10000) del monto del contrato por día y hasta por un tope de setenta y cinco por diez mil (75/10000).
En caso de que no se inicie el procedimiento de resolución de contrato y se continua se podrá verificar si corresponder solicitar una ampliación de plazo conforme al Artículo 200° del Reglamento, cuya efecto de lugar al pago de mayores gastos generales de conformidad al Artículo 202° del Reglamento.

References: Artículo 184
 Artículo 184
 resolución

 resolución 
 Artículo 200
 Artículo 202