Source: http://www.mahnerfolg.de/urteile/index.php/schwierige-schadensberechnung-bei-ueberschreitung-vereinbarten-baukostenobergrenze/
Timestamp: 2016-09-28 15:20:55+00:00

Document:
Schwierige Schadensberechnung bei Überschreitung der vereinbarten Baukostenobergrenze – BGH vom 21.05.2015 – Az. VII ZR 190/14 – Neue Gerichtsurteile – Aktuelle Urteile
Aktuelle Gerichtsurteile für jeden verständlich aufbereitet. Interessante Urteilsbesprechungen zu neuen Gerichtsentscheidungen Startseite › Baurecht Urteile › Schwierige Schadensberechnung bei Überschreitung der vereinbarten Baukostenobergrenze – BGH vom 21.05.2015 – Az. VII ZR 190/14
16. Oktober 2015 Der Bundesgerichtshof bestätigt seine bisherige Rechtsprechung, wonach ein Architekt schadensersatzpflichtig sein kann, wenn eine vereinbarte Bausumme infolge Kostensteigerung überschritten wird und der Bauherr wegen unterbliebener Nachkalkulation erst nach Fertigstellung des Bauvorhabens von den erheblichen Mehrkosten (hier 675.000 statt kalkulierter 400.000 Euro) erfährt. Dem Bauherrn entsteht allerdings kein Schaden, wenn der von ihm aufgebrachte Mehraufwand für die Fertigstellung zu einer entsprechenden Wertsteigerung des Objekts geführt hat. Gehen die Gesamtkosten jedoch über den gutachterlich festgestellten Verkehrswert des Bauobjekts hinaus, kann der Schaden nicht ohne Weiteres auf den Differenzbetrag gestützt werden.
Auch der Einwand des Bauherrn, er hätte nicht oder jedenfalls anders gebaut, wenn er rechtzeitig von der Kostenüberschreitung erfahren hätte, reicht allein nicht aus. Er muss vielmehr detailliert darlegen und beweisen, welche Gewerke er im Einzelnen in anderer Weise ausgeführt oder auf welche Ausstattung er tatsächlich verzichtet hätte. Demgegenüber hat der Architekt nachzuweisen, inwieweit aus technischer Sicht Einsparungen möglich gewesen wären.
Urteil des BGH vom 21.05.2015
Aktenzeichen: VII ZR 190/14
NZBau 2015, 477
BauR 2015, 1515
Baurecht Urteile ArchitektBaukostenobergrenze Themenverwandte Beiträge
admin	&horbar;	13. Juni 2015	| Kommentare sind geschlossen	Keine Kündigung des Architektenvertrags wegen Kommunikationsproblemen – OLG Celle vom 24.09.2014 – Az. 14 U 169/13	Ein Architekt ist nicht verpflichtet, für den Bauherrn ständig persönlich erreichbar zu sein. Das Oberlandesgericht Celle gestand dem Architekten das
admin	&horbar;	26. August 2014	| Kommentare sind geschlossen	Besondere Bauüberwachungspflichten eines Architekten bei Mängelbeseitigung – OLG Hamm vom 27.02.2014 – Az. 21 U 159/12	admin	&horbar;	20. August 2013	| Kommentare sind geschlossen	Dacheinsturz unter Schneelast – OLG Hamm vom 12.04.2013 – Az. 12 U 75/12	admin	&horbar;	10. Juli 2013	| Kommentare sind geschlossen	Hinweispflicht des Architekten bei Vertragsstrafenvereinbarung – OLG Bremen vom 06.12.2012 – Az. 3 U 16/11	admin	&horbar;	10. Juni 2013	| Kommentare sind geschlossen	Verjährungsbeginn des Rückforderungsanspruchs bei überhöhtem Architektenhonorar – BGH vom 11.10.2012 – Az. VII ZR 10/11	admin	&horbar;	13. Mai 2013	| Kommentare sind geschlossen	Gefälligkeit oder Vertrag bei langjähriger Geschäftsbeziehung – LG Hannover vom 07.11.2012 – Az. 14 O 11/12	admin	&horbar;	11. Mai 2013	| Kommentare sind geschlossen	Architekt muss sich an Kostenvorstellungen des Bauherrn halten – BGH vom 21.03.2013 – Az. VII ZR 230/11	admin	&horbar;	11. März 2013	| Kommentare sind geschlossen	Prämie für Architekten bei Unterschreitung der Baukosten – BGH vom 22.11.2012 – Az. VII ZR 200/10	Suchbegriffe eingeben:	Rechtsgebiete:	Arbeitsrecht Urteile (812)

References: BGH 
 BGH 
 BGH 
 BGH 
 BGH 
 BGH