Source: http://docplayer.es/2635949-Politext-marcos-serer-figueroa-gestion-integrada-de-proyectos-edicions-upc.html
Timestamp: 2016-12-10 11:43:30+00:00

Document:
⭐POLITEXT. Marcos Serer Figueroa. Gestión integrada de proyectos EDICIONS UPC
POLITEXT. Marcos Serer Figueroa. Gestión integrada de proyectos EDICIONS UPC
Download "POLITEXT. Marcos Serer Figueroa. Gestión integrada de proyectos EDICIONS UPC"
Montserrat Revuelta Coronel
1 POLITEXT Marcos Serer Figueroa Gestión integrada de proyectos EDICIONS UPC2 POLITEXT 96 Gestión integrada de proyectos3 POLITEXT Marcos Serer Figueroa Gestión integrada de proyectos EDICIONS UPC4 Prólogo La gestión de proyectos está en alza. Puede ser que, a medida que nos adentremos en el siglo XXI, incluso el trabajo en las empresas se organice por proyectos. En muchos casos ya es así. Cuando un banco como Morgan Stanley se enfrentó en el 2000 al problema de sacar a bolsa una compañía como Ferrovial, se trataba de un proyecto que no se había hecho nunca y no se haría nunca más, pero que debía hacerse dentro de un plazo y con un buen resultado. Cuando el Financial Times colocaba a Morgan Stanley como líder en fusiones y adquisiciones en el año 2000, estaba diciendo que este banco había liderado en ese año la gestión de ese tipo de proyectos que sólo se harían una vez. Cuando Business Week citaba a Carlos Ghosn como uno de los 25 ejecutivos del año 2000 en el mundo, lo hacía por su gestión del proyecto de sanear Nissan, algo que es irrepetible. A mediados de 2006 se plantea otro posible proyecto que, a su vez, se descompondría en cientos de proyectos: una eventual alianza entre Nissan, Renault y General Motors. Pero también lo son el desarrollo de un nuevo producto, el cambio de imagen corporativa, la introducción del sistema informático SAP, un programa de reducción de costes en cualquier empresa, o el lanzamiento de una nueva empresa basada en Internet. La gestión de proyectos se desarrolló, sin embargo, fuera de las empresas industriales o comerciales convencionales, en las que la actividad se percibía como teniendo lugar de forma repetitiva y continua y para eso se le asignaba una organización y unos sistemas estables y a veces hasta burocráticos. Los proyectos eran la excepción. La gestión de proyectos creció como campo de conocimientos en el mundo de la construcción, las obras públicas, el armamento o el I+D. Y aunque ha recibido el interés de los investigadores, esto ha ocurrido en una proporción muy inferior a la que ha disfrutado la gestión de procesos estables o repetitivos. En pleno auge de la gestión por proyectos aparece la obra de Marcos Serer. El autor no se planteó el trabajo como una respuesta a la oportunidad del momento, sino como una especie de obligación sentida de realizar alguna síntesis entre conocimientos y experiencia para contribuir académicamente en este campo del saber que es la gestión de proyectos. La obra se ha realizado a lo largo de años, en los que el autor compartía el estudio, el trabajo práctico y la docencia y buscaba un resultado que fuese un buen equilibrio de las tres cosas. La utilización de los minicasos incluidos en el texto, con proyectos importantísimos y bien conocidos y con gran variedad de problemáticas facilita tanto el estudio, que resulta más entretenido, como la comprensión de las diferentes técnicas y estructuras formales que el autor va introduciendo para profesionalizar la gestión de proyectos. En esta nueva edición, Marcos Serer enriquece su obra con nuevas aportaciones de carácter histórico, nuevos conceptos y un nuevo capítulo de reflexión sobre el tema central de la gestión de proyectos. La amplia experiencia de Marcos Serer y al acceso privilegiado a la experiencia de su empresa, IDOM, una de las compañías de ingeniería líderes a nivel internacional, avalan este trabajo que sin duda es una aportación singular en el campo de la gestión de proyectos. Pedro Nueno Iniesta Profesor del IESE5 Hace ahora 6 años que salió la primera edición de este libro que recogía una buena parte de las inquietudes que tenía por la escasa presencia de la literatura técnica en lengua española en el marco de la gestión integrada de proyectos. Desde entonces hasta ahora esta disciplina ha ido cobrando cada vez más fuerza: por un lado las empresas son más conscientes de la necesidad de reenfocar algunas de sus actividades considerándolas bajo el prisma y metodología utilizados para la realización de proyectos. Así se desprende de algunas escuelas de negocio que están proponiendo cursos específicos que pretenden dar un enfoque diferente a la dirección de las empresas. Por otro lado han proliferado por doquier cursos y másters post-grado que ofrecen la enseñanza de esta disciplina. Las dos grandes asociaciones mundiales de project managers, el IPMA y el PMI, han visto crecer de forma espectacular en todo el mundo el número de sus afiliados, y tanto las empresas privadas como las públicas están apostando por la contratación de este tipo de servicios. Este avance inexorable de la disciplina de la gestión integrada de proyectos nos lleva a la obligación de reflexionar más sobre los contenidos que estamos aplicando y no frustrar con ellos las esperanzas que los usuarios están depositando en ella. Por otro lado, nuestro propio espíritu de gestor de proyectos y condiciona nuestra actuación como dinamizadores y buscadores de la excelencia permanentemente en estas materias. Y ello ha motivado la aparición de esta nueva edición de la obra editada en el año 2000, que contiene algunos cambios que creemos son de interés. El libro sigue contando con la descripción de los casos descritos en la edición anterior que, recordemos, son reales, aunque en la mayoría se utilicen nombres ficticios a los que se les ha añadido algunos más, acordes con la mejora y ampliación del texto (en total 127 casos). Precisamente, y para una mejor localización de los mismos, se ha añadido un índice con una sintética descripción de cada uno que puede ayudar al lector a encontrar aquel que le parezca más interesante. También contiene un glosario de términos que sin duda supondrá una ayuda para facilitar la lectura del texto. Las modificaciones básicas se hallan en los primeros capítulos a los que, además de una introducción de carácter histórico, se añaden las definiciones de un conjunto de conceptos que también podrán poner en antecedentes clarificadores al lector. En otro de los capítulos se concreta aún más el modelo de gestión integrada de proyectos al que denominamos SM (strategic model) que recoge conceptos desarrollados en la tesis doctoral que presentamos con el mismo nombre como por ejemplo la calidad convergente (CLC) o la gestión por objetivos comunes (GOC). Modelo que consagra la propuesta de gestión que sirvió de base para la primera edición, esto es, tratar el proyecto como si a una empresa mercantil se refiriese. El otro cambio básico es la inclusión de un nuevo capítulo destinado a reflexionar sobre la gestión de las empresas por proyectos, incidiendo en el caso de una empresa que lleva a cabo proyectos fuera de su sede. Y también se han producido algunos cambios en muchos de los capítulos agregando algunos conceptos, citas de otros autores, y matices de algunos aspectos que creímos que lo merecían. En todo caso, ojala que esta edición sea útil para los estudiosos y profesionales del mundo de la dirección y gestión de proyectos. A ellos también va dedicado este nuevo intento. Marcos Serer Barcelona, enero 20066 Índice I. Glosario de términos II. Casos estudiados Capítulo 1. Introducción y definiciones básicas 1. Introducción 2. Contexto histórico 3. Definiciones 3.1 Conflicto 3.2 Proyecto 3.3 Proyectos de carácter único (PU) y proyectos de carácter continuo (PC) 3.4 Unidad de actuación (UA) 3.5 Corporificación. Construcción. Realización 3.6 Gestión integrada de proyectos de carácter único (GPU): gestor, director de proyecto, proyectista 3.7 Programa de gestión (program management) 3.8 Oficina de proyectos -PO- (project office) 3.9 Ingeniería y arquitectura del valor (IAV) 3.10 Ingeniería y arquitectura simultánea (IAS): constructibilidad y realizabilidad 3.11 Valor ganado (earned value) Capítulo 2. La misión del proyecto (MP) y la gestión de los objetivos específicos (GOE) 1. Misión de una organización 2. Misión del proyecto (MP) 2.1 Objeto de la MP. Alcance del proyecto 2.2 Valores de la MP 2.3 Conductas estándares de la MP 2.4 Estrategia de la MP. La gestión por objetivos comunes (GOC) y la gestión de los objetivos específicos (GOE) Objetivos externos de la estrategia Objetivos internos Capítulo 3. Modelo estratégico (SM) para la gestión de proyectos de carácter único y el ciclo de vida de un proyecto (CVPU) 1. Datos de partida para el planteamiento de un modelo de gestión 2. Bases y objetivo del modelo SM 3. Esquema del modelo7 14 Gestión integrada de proyectos 4. Ciclo de vida de un proyecto de carácter único (CVPU) 5. Variables procesales del CVPU 5.1 Nivel de esfuerzo 5.2 Valor añadido 5.3 Los cambios proyectuales y el coste 5.4 Incertidumbre versus inversión sometida a riesgo Capítulo 4. La calidad en los proyectos de carácter único. La calidad convergente (CLC) 1. La proyectación: tecnología y servicio 2. La calidad como aglutinante: Calidad convergente (CLC) y el papel del gestor 3. Características de la calidad 3.1 Actitud 3.2 Coste Costes de la calidad Costes de la no calidad 3.3 Intangibilidad 3.4 Universalidad 4. Valor y percepción de la calidad 4.1 Las expectativas previas 4.2 Percepción del servicio. La gestión de las evidencias 4.3 Valor del servicio 5. Contenido de la calidad 5.1 Tecnología y diseño 5.2 Ausencia de errores 5.3 Gestión de la operación 6. Aseguramiento de la calidad 6.1 Plan de calidad Capítulo 5. El equipo de gestión de un proyecto de carácter único y el pensamiento sistémico 1. El universo del equipo de gestión de proyectos 2. Definición del equipo gestor 3. Composición del equipo gestor 4. Funciones del gestor de una GPU 4.1 Planificación 4.2 La programación 4.3 La coordinación 4.4 El control 4.5 Motivación 4.6 Representación 5. Conocimientos de un gestor de PU 6. Capacidades de un gestor de PU 7. Las actitudes de un gestor 8. La responsabilidad jurídica del gestor/equipo de gestión 9. Los roles y actitudes de los diferentes actores en un proyecto Capítulo 6. Los estudios previos y el plan director 1. Estudios previos. Definición 2. Clases de estudios previos8 Índice Sobre todo el sistema 2.2 Sobre la UA 2.3 Sobre el ambiente 2.4 Sobre el factor humano y otras combinaciones 3. El plan director 3.1 Necesidades 3.2 Objetivos 3.3 La función 3.4 La magnitud 3.5 El coste 3.6 La organización y sus recursos 3.7 El plazo 3.8 El nivel de calidad Capítulo 7. La gestión del riesgo (GRG) 1. Introducción y definición del riesgo 2. Índole de los riesgos 3. Proceso de gestión de los riesgos (GRG). Definición 3.1 Bases fundamentales 3.2 Gradación del riesgo 3.3 Proceso de la gestión Identificación de los riesgos Análisis de los riesgos Acciones contra los riesgos Reducción del riesgo Diversificación del riesgo Transferencia del riesgo Eliminación del riesgo Aseguramiento del riesgo Asunción o retención del riesgo Programación, planificación y ejecución de las acciones 4. Normas generales para la prevención y control de los riesgos (NGPR) Capítulo 8. La gestión del diseño (GD) 1. Gestión del diseño. Características 2. Universo de la gestión del diseño 3. El proyectista versus el gestor 4. Idoneidad de las hipótesis 4.1 La idoneidad del planteamiento del conflicto 5. Idoneidad de las bases del proyecto 6. Idoneidad del programa 7. La ingeniería y arquitectura del valor (IAV) 7.1 Orientación y preparación 7.2 Análisis del sistema y su entorno 7.3 Análisis de la UA ideal 7.4 Especulación 7.5 Evaluación 7.6 Realización9 16 Gestión integrada de proyectos 8. Idoneidad de la definición 8.1 Profundidad 8.2 Claridad 8.3 Amplitud 9. Constructibilidad 9.1 Definición 9.2 Ingeniería y arquitectura simultánea (IAS) 10. Idoneidad de la configuración 11. Seguimiento del proceso. Gestión del alcance 11.1 Control de los cambios. Gestión de las alternativas 12. Comprobación de resultados 12.1 Revisión de atributos 12.2 Revisión de las especificaciones y magnitudes del presupuesto 12.3 Revisión de cálculos Revisión de las hipótesis Revisión de los procedimientos y sus operaciones aritméticas Revisión por comprobación mediante cálculos paralelos 13. Trazabilidad Capítulo 9. La gestión del coste (GC) 1. Definición y consideraciones generales 2. El presupuesto 2.1 Presupuesto previo y presupuesto objetivo 2.2 Presupuesto probable 2.3 Presupuesto aproximado 2.4 Presupuesto comprometido 2.5 Presupuesto de contrata 2.6 Presupuesto real 3. Causas del aumento del coste 3.1 Diseño y corporificación/realización Diseño Corporificación. Progresos proyectuales Corporificación. Errores tecnológicos Diseño y corporificación. Modificaciones en el alcance 3.2 El plazo 3.3 El aprovisionamiento 3.4 El entorno 4. Plan general de control de costes (PGCC) 4.1 Orientación y preparación 4.2 Revisión y confirmación 4.3 Verificación y control 4.4 Liquidaciones finales Verificación de la/s certificación/es final/es Verificación contratos Informe final Capítulo 10. La gestión del medio ambiente (GMA) 1. La gestión del medio ambiente. Definición y consideraciones generales10 Índice Identificación de las políticas de medio ambiente 3. La GMA en las distintas fases del CVPU 3.1 La GMA en la fase de la concepción. Introducción La estrategia sobre el MA dentro del plan de gestión medioambiental (PGMA) Actores implicados en el PGMA y alcance de las actuaciones El Plan de calidad y el nivel de riesgos Identificación de alternativas y final de la fase 3.2 La GMA en la fase del desarrollo 3.3 La GMA en la fase de la implementación Actuaciones medioambientales en la GD dentro del PGMA Estudio del impacto ambiental (EIA) Actuaciones medioambientales en la GAPROV dentro del PGMA Actuaciones medioambientales en la GCOR dentro del PGMA 4. La GMA en la fase final 5. Medios e instrumentos para la GMA 5.1 Procedimientos de gestión 5.2 Informes técnicos 5.3 Reuniones de coordinación y seguimiento 5.4 Comunicados 5.5 El registro de actuaciones 6. Planes de emergencia y de vigilancia medioambiental 7. Plan de Comunicación Capítulo 11. La gestión del plazo (GPL) y la gestión de la planificación (GPF) 1. El plazo y la planificación. Consideraciones generales 2. Fases de la gestión del plazo 2.1 Definición de los objetivos de plazo Plan Objetivos de plazo de la misión Objetivos genéricos Medios para la definición de los objetivos de plazo 2.2 Planificación Plan Estructura de desagregación del proyecto -EDP- y ordenación de las actividades Duración Recursos Medios para la planificación 2.3 Programación Plan Verificación de la duración total Reconsideración de las fechas y duraciones. Consolidación Determinación de actividades críticas y no críticas Determinación del camino crítico (CC) Medios para la programación Las experiencias similares y la actualización de datos La ingeniería y arquitectura simultánea (IAS) El análisis matemático y los programas informáticos El sistema de diseño y corporificación acelerados (DYCA) (fast track)11 18 Gestión integrada de proyectos 2.4 El control del plazo Plan Análisis comparativos Análisis comparativos de partidas y actividades por grado de ejecución Análisis comparativos por facturación de los contratistas Análisis de rendimiento atendiendo al valor ganado (earned value) Análisis comparativo en la disposición de recursos técnicos o humanos Control de cambios Causas que producen el descontrol y retraso del plazo de finalización Otras herramientas para el control del plazo. Planificación de entornos Capítulo 12. La gestión del aprovisionamiento (GAPROV) 1. Definición y consideraciones generales 2. El aprovisionamiento y las fases del CVPU 2.1 Fases de la concepción y desarrollo El gestor y su equipo base Características del gestor y su equipo base Selección y evaluación de un gestor Selección del equipo de gestión El aprovisionamiento del emplazamiento Estudio de localización del emplazamiento de una planta industrial Establecimiento y priorización de los factores principales necesarios Establecimiento de zonas posibles y preselección de los terrenos Análisis de detalle del emplazamiento Aprovisionamiento de servicios anexos al emplazamiento 2.2 Fase de la implementación Selección del proyectista La definición del conflicto a resolver y la capacidad de asumir la misión por parte del proyectista Cualidades requeridas del proyectista Definición de los servicios y responsabilidades a asumir por el proyectista Proceso de selección del proyectista Preparación de la documentación del concurso para selección del proyectista Recepción de las propuestas y selección al proyectista Aprovisionamiento de afluentes al emplazamiento y a la UA y preparación de vías de salida para los efluentes Evaluación de necesidades y confirmación de supuestos de efluentes del emplazamiento y la UA Especificaciones de diseño y construcción para los afluentes y efluentes del emplazamiento y la UA. Selección de proyectistas y constructores Gestión del tratamiento y construcción de los efluentes y afluentes, en su caso, en una UA Selección del contratista/suministrador para realizar la corporificación de la UA Análisis del proyecto y su entorno en la selección del contratista/ subcontratista Estrategia de contratación del contratista/subcontratista12 Índice Formas de contratación Selección del equipo de explotación Capítulo 13. La gestión de las licencias (GL) 1. Preámbulo 2. Principios de la gestión 3. Tipos de permisos 3.1 Permisos para realizar obras Actividades de la GPU en la gestión del permiso de obras Estudio de seguridad y salud Actividades de la GPU con relación al proyecto de seguridad y salud 3.2 Permiso para ejercer la actividad Actividades de la GPU en el seguimiento de la obtención del permiso de actividad Estudios de impacto ambiental 3.3 Certificados y documentos finales 3.4 Inscripción de la actividad en el registro industrial 4. Recomendación final Capítulo 14. La gestión de la corporificación (GCOR) 1. Definición 2. Confirmación de la estrategia 3. El modelo teórico. Variaciones y sensibilidad 3.1 Desviaciones en los materiales y equipos 3.2 Desviaciones en el montaje 3.3 Desviaciones en la construcción/realización 3.4 Desviaciones en los objetivos 4. Organización de la corporificación 4.1 Matriz de responsabilidades 4.2 Manual de procedimientos Asuntos que aborda el manual 4.3 Plan logístico Asuntos que aborda el plan Contenido del plan Seguimiento del plan 5. Supervisión de la construcción 5.1 Funciones y actividades en la supervisión Resolución de problemas en los alrededores Replanteo y control de la logística Supervisión técnica Control de la calidad de los materiales y equipos Control de la seguridad Control de los cambios. Gestión de las alternativas Control del medio ambiente Recepción provisional y definitiva de la UA Apoyo a la puesta en marcha 5.2 Factores de éxito en la supervisión13 20 Gestión integrada de proyectos Capítulo 15. Gestión de la comunicación y la documentación (GCD) 1. Definición y consideraciones generales 2. Sistema de la GCD 3. La estructura de desagregación del proyecto (EDP) y el sistema de calidad 4. Primeras determinaciones 5. Interlocutores 6. Universo de la comunicación y documentación 6.1 La sistemática a aplicar 6.2 Tipos de comunicación 6.3 Comunicación verbal 6.4 Comunicación escrita Informes Actas de reunión Cartas, faxes y correo electrónico Libros de órdenes e incidencias Notas o instrucciones técnicas de construcción (ITC) Los documentos de proyecto Documentación de los cambios Documentación de cierre del proyecto 7. Archivo de la documentación 7.1 Clasificación decimal 7.2 Entradas y salidas de documentos 7.3 Responsabilidades del gestor 7.4 Responsabilidades de la secretaría del encargo 7.5 Archivo El archivo vivo y la comunicación on line Capítulo 16. La gestión de la operación y de los recursos (GOR) y la gestión de la calidad (GCL) 1. La gestión de la operación y la calidad. Consideraciones básicas 2. La gestión de la calidad (GCL). Definición y consideraciones 3. Modelo conceptual de la GCL 4. Etapas de las actuaciones dentro del CVPU 4.1 La preparación El nombramiento del gestor El análisis del contrato/pedido/encargo La misión del proyecto (MP) El plan de calidad (PC) Asignación de funciones internas Toma de datos Planificación y plan de costes 4.2 Realización Revisión del proyecto Matriz de responsabilidades Planificación detallada y plan de costes. Revisión Revisión y gestión de proyectos oficiales Asesoramiento en contrataciones de constructores y suministradores Revisión de la planificación y el plan de costes Revisión de la matriz de responsabilidades14 Índice Revisión del plan de calidad de materiales, instalaciones y equipos Plan logístico Supervisión de la construcción/realización 4.3 Cierre Entrega de la UA Recolocación del equipo de gestión Evaluación final del servicio 5. Actuaciones horizontales a lo largo de la operación Capítulo 17. Fase final del CVPU 1. Fase final. Consideraciones generales 2. Trabajos a realizar por la GPU en esta fase 3. Revisión y aceptación de la UA 3.1 Características que se deben considerar en la revisión y aceptación de una UA 3.2 Marco de referencia 3.3 Revisiones dimensionales 3.4 Revisiones cualitativas Revisión de la calidad de los materiales Revisión de la calidad de los acabados 3.5 Comprobación de resultados 4. Listado de seguimiento, conclusión de gestiones y asuntos pendientes 5. Recopilación para la entrega al cliente/usuario de la documentación generada 6. Transferencia de la UA al cliente/usuario 7. Transferencias internas de la GPU 7.1 Evaluación del encargo 7.2 Desactivación del equipo 7.3 Cierre del encargo y del CVPU Capítulo 18. La gestión de las empresas por proyectos 1. Introducción 2. La dirección de las empresas 3. El planteamiento de la gestión por proyectos 4. Actores involucrados en la gestión por proyectos 5. Selección de proyectos 5.1 Selección cualitativa 5.2 Selección cuantitativa Rentabilidad de la propuesta Puntuación ponderada 6. El modelo SM en la gestión por proyectos de la empresa 7. La gestión de la operación 7.1 Etapa de preparación 7.2 Etapa de realización 7.3 Etapa de cierre 7.4 Acciones transversales 8. Factores de éxito de un proyecto Capítulo 19. Bibliografía15 I. Glosario de términos AC AEIPRO CA CC CHyT CLC CSS CVPU DFAT DYCA EDP EIA EV EP ETSECCiP ETSEI FDE FH FI FN GAPROV GC GCD GCL GCOR GD GL GMA GOC GOE GOR GPL GPLF GPU GRE Actual cost (valor real) Asociación Española de Ingeniería de Proyectos Camino acelerado Camino crítico Capítulo humano y técnico Calidad convergente Coordinador de seguridad y salud Ciclo de vida del proyecto de carácter único Dirección facultativa de arquitecto técnico Diseño y construcción acelerados (fast track) Estructura desagregada del proyecto Estudio de impacto ambiental Earned Value (valor ganado) Estudio previo Escola Tècnica Superior d Enginyers de Camins Canals i Ports Escola Tècnica Superior d Enginyers Industrials Factores decisivos de éxito Factor humano Funciones instrumento Funciones núcleo Gestión del aprovisionamiento Gestión del coste Gestión de la comunicación y documentación Gestión de la calidad Gestión de la corporificación Gestión del diseño Gestión de las licencias Gestión del medio ambiente Gestión por objetivos comunes Gestión de los objetivos específicos Gestión de la organización y de los recursos Gestión del plazo Gestión de la planificación Gestión de proyectos de carácter único Gestión de la realización16 24 Gestión integrada de proyectos GRG HC IAD IAS IAV IESE IPMA ITC MA MBA ME MP MPR NCB NGPR PAC PC PCO PD PGCC PG PGMA PL PMBOK PMI PO POG PRL PSI PV PC PU RR SM TD UA Gestión del riesgo Hilo conductor Instituto de Alta Dirección Ingeniería y arquitectura simultánea Ingeniería y arquitectura del valor Instituto de Estudios Superiores de la Empresa International Project Management Association Instrucciones técnicas de construcción Medio ambiente Master Business Administration Misión de la empresa Misión del proyecto Manual de procedimientos National Competence Baseline Normas generales para la prevención y control de riesgos Plan de aseguramiento de la calidad Plan de calidad Programa contractual Plan director Plan general de control del coste Programa de gestión (programm management) Plan de gestión medioambiental Proyecto de licitación Project management body of knowledge Project Management Institute Oficina de proyectos (project office) Programa de objetivos generales Programación con recursos limitados Programa de seguimiento de implantaciones Valor planeado (planned value) Proyecto de carácter continuo Proyecto de carácter único Riego remanente Modelo estratégico (strategic model) Tecnología + Diseño Unidad de actuación (artefacto)17 II. Casos estudiados Capítulo 1: El Ayuntamiento de San Antonio Situación en la que el cliente se plantea la necesidad de contratar servicios específicos para gestionar un proyecto El Palacio de Congresos de Bérsano Los intereses contrapuestos en la gestión de un proyecto Los parasoles de alabastro La repercusión de los cambios en el CVPU Capítulo 2: Las misiones de las empresas Ejemplos de misiones en diferentes empresas El objeto en la misión: Museo Guggenheim La definición del objeto de una misión. Por qué se elige a un proyectista concreto? La construcción de una presa y la deontología Ejemplos de valores dentro de la misión en la relación entre los diferentes actores El ingeniero impuntual Las conductas estándares durante la gestión de un proyecto BUPA y BASF Las conductas de las personas dentro de la misión Borges: La estrategia tras el incendio Los objetivos en la estrategia de un proyecto La Ciudad de las Artes y las Ciencia: Estrategia Relación entre el objeto de un proyecto y la estrategia. Proceso de cambio de la función (del objeto) de la UA, por cambio en los objetivos (estrategia) Borges: La acción Relación entre los objetivos y las acciones para conseguirlos El objetivo del plazo en los JJOO Barcelona 92 De cuando algunos objetivos pertenecen al propio objeto de la misión y son fundamentales en la gestión del plazo (GPL) Centro Ferial en Inglaterra: Relaciones con el arquitecto Caso que muestra las relaciones con un proyectista famoso que busca la calidad por encima de todo, un constructor que busca la practicidad y un cliente que tiene que inaugurar cuanto antes un edificio Túneles de Vallvidrera: Objetivos y acciones La gestión del medio ambiente (GMA) en un proyecto con implicaciones técnicas y políticas Investment Corporation El planteamiento de una operación: la relación entre los objetivos que se quieren conseguir y las acciones para conseguirlos. La gestión de las licencias (GL) Los objetivos del equipo gestor Ejemplo de hoja estándar para la definición de los objetivos asignados a un miembro del equipo de gestión Capítulo 3: Espacios Urbanos S.A. La misión de un proyecto y las acciones que tratan de18 26 Gestión integrada de proyectos minimizar o eliminar los riesgos técnicos y económicos en la gestión de un complejo residencial Laminesa El modelo estratégico SM para gestionar proyectos: La misión, el hilo conductor y las funciones a desarrollar Capítulo 4: Las empresas de construcción vs. dirección facultativa Las responsabilidades de los actores y la deontología profesional Construcciones Hurtado Cómo debe actuar un director de proyecto ante una previsión de falta de calidad por parte de quien construye ICISA La responsabilidad en la calidad del diseño Gases Criogénicos S.A. Hay clientes que no avisan de que se les está prestando un mal servicio. Pero siempre tiene consecuencias Torre de Collserola La tecnología en la construcción y la calidad de las obras El Museo de Miers y las vigas de gran canto La revisión del proyecto y la detección de errores Capítulo 5: La disparidad en las funciones de un equipo de gestión Siete variantes de situaciones de proyectos con siete encargos de funciones diferentes para el equipo de gestión y siete maneras distintas de entender las relaciones entre los diferentes actores El incendio del Gran Teatro del Liceo de Barcelona El incendio del Gran Teatro del Liceo conmocionó medio mundo. Se describe la organización y con ella el equipo de gestión que lideró la reconstrucción IASA y la planificación de un centro penitenciario La planificación es una función fundamental del gestor y para su ejecución se han de tener en cuenta todo tipo de variables, incluidas la forma y condicionantes de la contratación. Una contratación excesivamente a la baja puede distorsionar la previsión de una ejecución normal de las obras y el gestor debe saberlo El GRUPO AAOD y la ingeniería de sistemas La gestión de proyectos se plantea como una gestión sistémica. Se explica el caso de AAOD mostrando las diferentes actividades a través del análisis morfológico de Hall Marcial Redondo y la perversión en la información escrita: dirigiendo por fax Mantener informados a todos los actores de lo que necesitan para hacer su trabajo es una de las funciones del equipo gestor. Pero si no se establecen los canales adecuados y un mínimo de normas, la información puede desembocar en una maraña de papeles sin sentido o con el único sentido de buscar justificaciones para todo lo que le conviene a quien informa KHURT THORSON Cuando el cliente no tiene tiempo, o está alejado de donde se ha de llevar a cabo el proyecto o no dispone de medios adecuados, necesita alguien que le represente ante todos los actores que intervienen en el proceso. Ahí puede intervenir el gestor Los conocimientos de un gestor No es suficiente con que un gestor sepa manejar con soltura los instrumentos gráficos y literarios para gestionar con éxito un proyecto. Necesita también, y sobre todo, conocimientos tecnológicos que permitan entender y aconsejar al cliente sobre lo que se está diseñando o construyendo Los roles y estrategias de un equipo de gestión de proyectos De cómo se comportaron los actores ante un problema en una situación compleja y cómo uno de ellos presionaba en una dirección para conseguir algo en otra diferente: el papel conciliador del gestor en una situación de crisis Capítulo 6: Tubotrans: El caso del gestor que quiso decir la verdad19 1. Introducción y definiciones básicas En junio de 1993 estaban reunidos en el Ayuntamiento de San Antonio, ciudad del sur de Europa de más de habitantes, el Teniente de Alcalde y Concejal de Hacienda, Luis Vilaso, con Álvaro Real, uno de los directores de una compañía de ingeniería y consultoría bien conocida por su larga y brillante trayectoria en el ámbito nacional: - Necesito ayuda y creo que vosotros sois los indicados para prestármela dijo Luis. El ayuntamiento ha contratado los servicios de Richard B. Coster para que nos haga el proyecto del nuevo palacio de congresos de la ciudad y estoy preocupado. - Pero, qué es lo que te preocupa...? -se sorprendió Alvaro-. Coster es un arquitecto de conocida fama mundial y sin duda os va a proyectar un edificio del que la ciudad se sentirá plenamente orgullosa. - No es eso lo que me preocupa. - Entonces?... - Como tú sabes, Álvaro, para estos dos o tres años próximos, tenemos directrices muy concretas desde el gobierno central de no desviarnos lo más mínimo de las previsiones presupuestarias. Es más, tenemos que reducir el déficit y por consiguiente los niveles de endeudamiento. Una desviación del presupuesto en un proyecto de estas características puede afectar de forma sustantiva al presupuesto global del ayuntamiento. Necesito asegurar que la inversión presupuestada de 28 Meuros no sufra ninguna alteración, y quiero dormir tranquilo, sin pensar que el día menos pensado me digan que ha habido un 20 o 30% de incremento por modificados, errores en las mediciones, mejoras, imprevistos,... o por lo que sea. Me quiero gastar lo previsto y ni un euro más. Además, la calidad debe ser la que Richard quiere y, por cierto, ya nos la ha definido en un estudio que ha presentado al ayuntamiento y con el que estamos de acuerdo. Las obras, por otra parte, se deben acabar justo en el mes de marzo de Y en fin..., yo sé, por experiencia, que controlar a estos grandes arquitectos no es nada fácil. - Pero vamos a ver, Luis: tienes un buen equipo de ingenieros y arquitectos en el ayuntamiento. Ellos pueden controlar todo eso que quieres. - Sí, lo podrían hacer, pero, en primer lugar, ellos ya están muy ocupados en resolver todos los problemas que conlleva la acción ordinaria del ayuntamiento (excuso decirte que nuestra plantilla, por razones de eficiencia, está muy ajustada). Además afirmó Luis, estaré más tranquilo si esto lo encargo a un equipo que profesionalmente se dedique a ello, sepa cómo dialogar con un arquitecto de estas características y establezca sistemas que permitan controlar en cada momento los parámetros en los que se ha de mover la operación. Quiero, no solamente que no haya sorpresas, sino que además se cumplan los objetivos. Quiero que me hagáis una gestión profesionalizada de este proyecto. 1 Introducción El anterior ejemplo ilustra uno de los momentos que pudiéramos clasificar como entre los usuales y que llevan a la decisión de adoptar servicios de gestión integrada (project management) para un proyecto, término que definiremos en este mismo capítulo y que responde al interés de un cliente (actor demandante del servicio) de que se acometa la gestión de un proyecto de tal forma que contemple toda la glo-20 34 Gestión integrada de proyectos balidad de la situación: desde la correcta definición de la solución, pasando por la buena ejecución de lo proyectado, hasta cualquier otra circunstancia externa o interna al proceso y que de alguna forma le pueda afectar. Se trata, por tanto, de algo más que dirigir un proyecto, que es lo que hace un director de proyecto, y, en su caso, director facultativo cuando el proyecto es de construcción; hay que gestionar toda la operación, con ingredientes de tipo financiero, sociales, técnicos y en general estratégicos, en consonancia con los del cliente que contempla la situación propia del contexto en que se desenvuelve, dentro de una empresa, un país, una ciudad, una sociedad, un sistema financiero, un determinado tipo de constructores, usuarios y resto de actores. Por otro lado, en proyectos asociados a otros ámbitos ajenos a la construcción y en donde no existe la figura de la dirección facultativa (que conlleva responsabilidades técnicas y jurídicas), tales como proyectos informáticos, de lanzamientos de productos, nuevos negocios, etc., la gestión tiene características que se pueden asociar a un auténtico liderazgo de la operación, tanto desde el punto de vista de responsabilidad como de gestión de todos los recursos y tiene más sentido, entonces, hablar de dirección en términos amplios. En el caso de proyectos de edificación o infraestructuras, sin embargo, es frecuente la existencia de las dos figuras: el director del proyecto y el gestor: aquél con responsabilidades prácticas que tienen que ver con legalidad y la funcionalidad del producto a proyectar y éste con la del cumplimiento de todos los objetivos (releer el primer párrafo), con especial énfasis del coste o el plazo. Desde este último supuesto desarrollaremos la propuesta de gestión en estas páginas aunque trataremos, sin embargo, de encontrar puntos de conexión con el primer supuesto para elaborar una teoría global. Y hay que decir también en este inicio que la complejidad del desarrollo de un proyecto viene dada, con frecuencia, no tanto por la singularidad tecnológica a aplicar, sino por la gran cantidad de datos y deseos contradictorios que se introducen y producen a lo largo del mismo. A ello contribuye el hecho de que son muchos los actores que intervienen con heurísticas diferentes, lo que dificulta, aún más, una unidad teológica, o lo que es lo mismo, un horizonte común para todos. El Ayuntamiento de Bérsano, a través de una empresa 100% de su propiedad y constituida como sociedad anónima contrató al famoso arquitecto suizo Michel A. Cost el proyecto de un palacio de la música con un presupuesto de 25 Meuros. Cost subcontrató la ingeniería de las instalaciones y la estructura a Ingeniería David Bruns, empresa local, muy conocida, que también debía resolverles los problemas de las legalizaciones. La contratación de la obra se hizo mediante el sistema de concurso público y fue adjudicada a una unión temporal de empresas constructoras, UTE- BEIN, con una baja de un 30% sobre el presupuesto de partida, que a su vez fueron subcontratando gran parte de las obras e instalaciones a pequeños subcontratistas locales. La elección de los subcontratistas debía contar con la aprobación de los autores del proyecto. El palacio se ubicaba en el extremo de una futura urbanización, cuyos promotores tenían el compromiso verbal con el ayuntamiento de iniciar las obras por donde debía construirse el palacio, con objeto de que éste dispusiera de acometidas de servicios y viales de accesos. Pues bien, algunos de los códigos de entrada a los que se refería el párrafo anterior podrían ser éstos: - Al alcalde de la ciudad le interesaban tres cosas: no disgustarse con Michel A. Cost pues quería, a toda costa, tener una obra suya en la ciudad, en segundo lugar quería que las obras no costaran más de los 25 millones comprometidos, y, por último, que se acabaran en el mes de mayo. - La UTE-BEIN tenía un plan claro: recuperar los 8 millones de la baja. Para ello, reestudió todo el proyecto con objeto de intentar encontrar lagunas o errores que pudieran justificar una solicitud de aumento de presupuesto. A los 7 meses de iniciadas las obras ya había solicitado un aumento de 4,5 millones y amenazaba con abandonar la obra si no se atendían sus demandas. - David Bruns estaba interesado en dos cosas: en aparecer como el auténtico artífice del proyecto y en que le saliera económicamente rentable la operación. Para conseguir esto último, solicitó un soporte voluntario a algunos contratistas y suministradores locales para que le ayudaran a hacer algunos de los proyectos que tenía que desarrollar. Se sabía que ellos podrían optar posteriormente a ser subcontra- Mostrar más
POLITEXT Marcos Serer Figueroa Gestión integrada de proyectos EDICIONS UPC POLITEXT 96 Gestión integrada de proyectos POLITEXT Marcos Serer Figueroa Gestión integrada de proyectos EDICIONS UPC La presente Más detalles GRUPAYA PROJECT MANAGEMENT
GRUPAYA PROJECT MANAGEMENT (Febrero 2003) ÍNDICE 1.- GRUPAYA PROJECT MANAGEMENT. 2.- PROJECT MANAGEMENT, ESQUEMA Y DESARROLLO DEL SERVICIO 2.1.- Redacción de proyectos. 2.2.- Análisis de los proyectos Más detalles MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS
MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS IMPARTIDO POR Fundación Aucal TÍTULO OTORGADO POR Título Propio de la Universidad Francisco de Vitoria MODALIDAD On Line COLABORACIONES Universidad Francisco Más detalles Máster en Gestión y Dirección de Proyectos. Project Management (Titulación Oficial + 35 Créditos PDUs)
Máster en Gestión y Dirección de Proyectos. Project Management (Titulación Oficial + 35 TITULACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA BONIFICADA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Máster en Más detalles TÍTULO: EL INGENIERO EN LA OBRA CIVIL. - La capacidad de gestión, el análisis estratégico y la capacidad de toma de decisiones del ingeniero.
TÍTULO: EL INGENIERO EN LA OBRA CIVIL. - La capacidad de gestión, el análisis estratégico y la capacidad de toma de decisiones del ingeniero. ESQUEMA DE LA PONENCIA. Conceptos e ideas. Programa. - Idea Más detalles Diseño y aplicación de un Plan Estratégico de Recursos Humanos. La experiencia práctica de DHL Internacional España
Diseño y aplicación de un Plan Estratégico de Recursos Humanos. La experiencia práctica de DHL Internacional España La dirección de Recursos Humanos de DHL International España ha elaborado un Plan Estratégico Más detalles TITULAR MONOGRAFICO SOBRE SEGURIDAD el Periodico Barcelona 31/01/08
RESUMEN El año 1995 se inició un cambio radical en el entendimiento de la seguridad laboral con la publicación de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales. En edificación esta revolución se continua Más detalles I Edición Curso de Dirección y Gestión de Proyectos en Ingeniería en Informática
I Edición Curso de Dirección y Gestión de Proyectos en Ingeniería en Informática Modalidad presencial y online Junio de 2012 C/ Mayor, 4 6ª planta 28013 Madrid Teléfono: 91.523.86.20 Fax: 91.521.48.25 Más detalles TITULACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA BONIFICADA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES
Programa de Certificación Internacional en Dirección y Gestión de Proyectos TITULACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA BONIFICADA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Programa de Certificación Más detalles Postgrado en Gestión de Proyectos de Formación (Doble Titulación + 35 Créditos PDUs) (Certificación PMP - PMI)
Postgrado en Gestión de Proyectos de Formación (Doble Titulación + 35 Créditos PDUs) Titulación certificada por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL Postgrado en Gestión de Proyectos de Formación (Doble Titulación Más detalles Máster en Gestión y Dirección de Proyectos Informáticos: IT Project
Máster en Gestión y Dirección de Proyectos Informáticos: IT Project Management (Doble Titulación + 35 Titulación certificada por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL Créditos PDUs) Máster en Gestión y Dirección Más detalles Programa de Certificación Internacional en Dirección y Gestión de Proyectos (Online)
Programa de Certificación Internacional en Dirección y Gestión de Proyectos (Online) Titulación certificada por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL Programa de Certificación Internacional en Dirección y Gestión Más detalles Máster en Gestión y Dirección de Proyectos. Project Management (Titulación Oficial + 35 Créditos PDUs) (Certificación PMP - PMI)
Máster en Gestión y Dirección de Proyectos. Project Management (Titulación Oficial + 35 Créditos Titulación certificada por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL Máster en Gestión y Dirección de Proyectos. Project Más detalles Máster Universitario en Comunicación Corporativa
Máster Universitario en Comunicación Corporativa PRIMER SEMESTRE (29 ) MÓDULO I INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN. : 3 PRIMER SEMESTRE: 3 MATERIA: Análisis de la Industria de la Comunicación. NÚMERO NÚMERO Más detalles MODULO 1.- DIRECCIÓN INTEGRADA DE PROYECTO DIP-
MODULO 1.- DIRECCIÓN INTEGRADA DE PROYECTO DIP- A.1 ÁREA 1 INTRODUCCION A LA D.I.P. 15 A.1.1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA DIP 1. Introducción al curso. Estructura. 2. Conceptos fundamentales: El Proyecto, Más detalles Como documentos anexos de incluyen:
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO RELATIVO AL DESARROLLO DEL PROYECTO BÁSICO EN UN PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS Más detalles DIRECCIÓN DE PROYECTOS
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Programa Superior PMP www.ceste.es / info@ceste.es / +34 976 568 586 INTRODUCCIÓN Las empresas están constantemente acometiendo proyectos para adaptarse al mercado y a las innovaciones Más detalles Especial Project Management 1. LA DEFINICIÓN. ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y MANAGEMENT. DIRECCIÓN INTEGRADA DE PROYECTO
Especial Project Management El Project management aplicado a la construcción Javier García-Monsalve Consejero Delegado de ACERTA. Presidente de ICPMA Los proyectos de inversión en grandes infraestructuras Más detalles PROJECT MANAGER y BIM MANAGER
PROJECT MANAGER y BIM MANAGER Aliados o rivales? Marcos Kozak Ingeniero Industrial MBA Project Manager 1 1ra. Parte: Qué es el PROJECT MANAGEMENT? 2da. Parte: Cómo se relaciona con el BIM MANAGEMENT? Algunas Más detalles Project Manager Construcción e Ingeniería
Construcción e Ingeniería w w w. c i p r o m a. e s INDICE 1. Consultoría-Interventoría en obras civiles y edificaciones. 2. Dirección y Gestión de Proyectos Management. 3. Quienes somos. 4. Qué nos hace Más detalles Creación del Diploma en Desarrollo Humano Sostenible por la Universidad de Burgos
Creación del Diploma en Desarrollo Humano Sostenible por la Universidad de Burgos Informado favorablemente por la Comisión de Docencia de fecha 13/07/11 Aprobado por el Consejo de Gobierno de fecha 18/07/11 Más detalles A3 Software, una estrategia de ÉXITO basada en la CALIDAD DOSSIER >>
A3 Software, una estrategia de ÉXITO basada en la CALIDAD A3 Software es la primera empresa de software estándar de Europa que obtiene el Sello de Excelencia Empresarial nivel Oro de la European Foundation Más detalles LA DEFINICIÓN DE LAS COMPETENCIAS: CUÁL ES EL PAPEL DE LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES? 1
LA DEFINICIÓN DE LAS COMPETENCIAS: CUÁL ES EL PAPEL DE LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES? 1 INTRODUCCIÓN Christine Martínez 2 Desde hace algunos años, un cierto número de evoluciones tanto sociales como profesionales Más detalles Ges3ón de Proyectos So9ware
Ges3ón de Proyectos So9ware Tema 2.1 Integración Carlos Blanco Bueno Félix Óscar García Rubio Este tema se publica bajo Licencia: Crea5ve Commons BY- NC- ND 4.0 Objetivos Ampliar los conocimientos básicos Más detalles Maestría en Proyectos de Arquitectura y Urbanismo
Maestría en Proyectos de Arquitectura y Urbanismo CEPES CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS SUPERIORES Presentación El área de Proyectos en la actualidad ha tomado un fuerte protagonismo en el desarrollo profesional Más detalles ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 2013-2016
ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 2013-2016 INTRODUCCIÓN Uno de los ámbitos estratégicos en los que, desde su creación en 1983, trabaja la Fundación CIDEAL, es la Educación para el Desarrollo Más detalles Ingeniería del So:ware II
Ingeniería del So:ware II Tema 04 (1). Integración de Proyectos So:ware Carlos Blanco Bueno DPTO. DE MATEMÁTICAS, ESTADÍSTICA Y COMPUTACIÓN carlos.blanco@unican.es Este tema se publica bajo Licencia: CreaRve Más detalles RESUMEN de la GESTIÓN de PROYECTOS
RESUMEN de la GESTIÓN de PROYECTOS Basado en la Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK ) Contenidos Introducción...2 PMI...2 Objetivos...2 PMBOK...2 Proyecto...3 Concepto...3 Más detalles PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS PMO (Parte 1 de 2) Sergio Salimbeni Mayo, 2014 CONTENIDO 1. Abstract... 4 2. Planteamiento del problema... 5 3. Justificación... Más detalles Certificado de profesionalidad DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN EN COCINA ( Nivel 3. Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA
MÓDULO FORMATIVO DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO ADMINISTRACIÓN EN COCINA. Duración 90 Código MF1066_3 Familia profesional HOSTELERÍA Y TURISMO Área profesional Restauracióm Certificado de profesionalidad Más detalles VENTAJAS DE ADOPTAR EL MODELO DE GERENCIAMIENTO DE PROYECTOS DEL PMI EN ISA
VENTAJAS DE ADOPTAR EL MODELO DE GERENCIAMIENTO DE PROYECTOS DEL PMI EN ISA Oswaldo Vélez Caballero Ejecutivo Clientes Dirección Gestión Integral del Negocio ISA - Colombia ojvelez@isa.com.co Categoría Más detalles TEMA 10. LA DIRECCIÓN DE OBRA.
TEMA 10. LA DIRECCIÓN DE OBRA. 10.1 El director de obra según la L.O.U. Artículo 12. El director de obra. 1. El director de obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el Más detalles La Gestión de proyectos y su repercusión en el sistema de gestión de la prevención en las obras de construcción:
RESUMEN La Gestión de Proyectos, actuando en lugar y en representación del cliente tiene la tarea de dar un servicio de costo atractivo e independiente, seleccionando, relacionando, integrando y gestionando Más detalles Postgrado en Dirección de Proyectos Sociales (Doble Titulación + 35 Créditos PDUs) (Certificación PMP - PMI)
Postgrado en Dirección de Proyectos Sociales (Doble Titulación + 35 Créditos PDUs) Titulación certificada por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL Postgrado en Dirección de Proyectos Sociales (Doble Titulación + Más detalles Proyecto de Desarrollo de Aplicaciones Web.
I.E.S. SAN SEBASTIÁN C.F.G.S DESARROLLO DE APLICACIONES WEB D E P A R T A M E N T O D E I N F O R M Á T I C A Proyecto de Desarrollo de Aplicaciones Web. C.F.G.S 2º DESARROLLO DE APLICACIONES WEB DAW Curso Más detalles En el desarrollo tecnológico se distinguen cuatro fases: planificación, innovación y adaptación, asimilación y optimización.
TEMA 5: ASIMILACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 5.1 Definición de la asimilación de la tecnología La asimilación tecnológica es un proceso de aprovechamiento racional y sistemático del conocimiento por medio del Más detalles CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT
CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT DIRECCIÓN Y GESTIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Complementar los estudios de Arquitectura con un programa especializado en Construction Project Management es Más detalles Tema 6.- EL DIRECTOR DE PROYECTO
Organización del proyecto 1 Tema 6.- EL DIRECTOR DE PROYECTO 1.- La figura del Director de Proyecto La función del Director de Proyectos tiene su razón de ser tanto por la complejidad de las organizaciones Más detalles 1 PRINCIPIOS GENERALES DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIAL. 3 2 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA. 7
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE UN DOCUMENTO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA APLICACIÓN DE LAS AUDITORÍAS DE SEGURIDAD VIAL EN COLOMBIA 1 PRINCIPIOS GENERALES DE AUDITORÍA DE Más detalles MASTER: UN SIMULADOR DE NEGOCIOS PARA LA FORMACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
RESUMEN MASTER: UN SIMULADOR DE NEGOCIOS PARA LA FORMACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS D. Isidro de Pablo López Catedrático de Economía de la Empresa Universidad Autónoma de Madrid (U.A.M.) e-mail: isidro.de.pablo@uam.es Más detalles Postgrado en Certificación Internacional en Project Management Professional (Titulación Oficial + 35 Créditos PDUs) (Certificación PMP - PMI)
Postgrado en Certificación Internacional en Project Management Professional (Titulación Oficial + 35 Créditos PDUs) (Certificación PMP - PMI) Titulación certificada por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL Postgrado Más detalles MODELO EUROPEO DE GESTIÓN DE CALIDAD E.F.Q.M.
MODELO EUROPEO DE GESTIÓN DE CALIDAD E.F.Q.M. DIAGRAMA DEL MODELO DE EXCELENCIA DE LA FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD (E.F.Q.M.), ADAPTADO A LOS CENTROS EDUCATIVOS, Y GUÍA PARA LA AUTOEVALUACIÓN: Más detalles PLAN MUNICIPAL SOBRE DROGAS
Objetivos PLAN MUNICIPAL SOBRE DROGAS La consideración de los diferentes acercamientos teóricos comentados anteriormente, junto con la realidad social y las exigencias legales sirven como marco general Más detalles MBA GERENCIAL MODALIDAD VIRTUAL
MBA GERENCIAL MODALIDAD VIRTUAL PRIMER CICLO Diseño Estratégico de las Organizaciones Las organizaciones para sobrevivir en el mundo cambiante de hoy, enfrentan el reto de tener que adaptarse y modificarse Más detalles Ciclo de formación en Dirección y Gestión. de Proyectos en Informática. 2015 Edición
Ciclo de formación en Dirección y Gestión de Proyectos en Informática 2015 Edición Ciclo de formación en Dirección y Gestión de Proyectos en Informática 1. Presentación del ciclo de formación Tras la encuesta Más detalles contratación administrativa
contratación administrativa Aunque forma parte de la gestión financiera, por la importancia que tiene en la ejecución del presupuesto de gastos, la contratación administrativa merece que se le dedique Más detalles Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad Pública de Navarra
Reconocimiento y transferencia 1 Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad Pública de Navarra Exposición de Motivos El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que Más detalles Máster en Gestión y Dirección de Proyectos Informáticos: IT Project Management (Doble Titulación + 35 Créditos PDUs) (Certificación PMP - PMI)
Máster en Gestión y Dirección de Proyectos Informáticos: IT Project Management (Doble Titulación + 35 Créditos PDUs) (Certificación PMP - PMI) Titulación certificada por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL Máster Más detalles - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
Competencias Básicas Mínimas Garantizadas - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele Más detalles I. Enfoque de competencias
I. Enfoque de competencias I.1 Propósito del enfoque de competencias La necesidad de relacionar de una manera más efectiva la administración óptima del recurso informático con las necesidades del usuario Más detalles INICIO PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL CIERRE. Etapas de un proyecto. Conoce las 5 etapas por las que todo proyecto debe pasar.
1 2 Etapas de un proyecto Conoce las 5 etapas por las que todo proyecto debe pasar. Etapas de un proyecto Todo lo que debes saber INICIO para gestionarlas de manera eficiente PLANIFICACIÓN 3 4 5 EJECUCIÓN Más detalles I Programa de Desarrollo Directivo
JUSTIFICACIÓN La Federación Canaria de Municipios (FECAM) como asociación constituida para la defensa y protección de los intereses comunes de los Municipios Canarios, es consciente del papel relevante Más detalles Guía de Trabajo Final de Grado de los Estudios de Psicología
+ Guía de Trabajo Final de Grado de los Estudios de Psicología 2 Presentación... 3 I. Qué es el Trabajo Final de Grado (TFG)?... 3 II. Cuáles son los requisitos y recomendaciones para cursar el TFG?... Más detalles Ingeniería del So=ware II
Ingeniería del So=ware II Tema 03. Fundamentos de Ges1ón de Proyectos Juan Hernández Marqués DPTO. DE MATEMÁTICAS, ESTADÍSTICA Y COMPUTACIÓN juan.hernandez@unican.es Este tema se publica bajo Licencia: Más detalles ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2014/2015 UNIDAD DIDÁCTICA Nº 1.- LA EMPRESA DESDE UN PUNTO DE VISTA GLOBAL Y SU FUNCIÓN SOCIAL.
CONTENIDOS ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2014/2015 UNIDAD DIDÁCTICA Nº 1.- LA EMPRESA DESDE UN PUNTO DE VISTA GLOBAL Y SU FUNCIÓN SOCIAL. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.-. - Conocer el marco externo donde se desenvuelven Más detalles ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS QUÉ ES LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS? Es la planeación, organización, dirección y control de los recursos para lograr un objetivo a corto plazo. También se dice que la administración Más detalles Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios
MÓDULO 4: TRABAJO FIN DE MÁSTER Denominación del módulo Trabajo fin de master Créditos ECTS 6 Materia/Créditos ECTS TRABAJO FIN DE MASTER- 6 ECTS Carácter Obligatoria Duración y ubicación temporal dentro Más detalles Maestría en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos
Maestría en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS SUPERIORES CEPES Presentación El avance de la ciencia e ingeniería de proyectos ha supuesto cambios importantes en las Más detalles PROYECTO DE DISEÑO DE PLAN DE ESTUDIOS Y TÍTULO DE GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
PROYECTO DE DISEÑO DE PLAN DE ESTUDIOS Y TÍTULO DE GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 12 Estructura general del título de grado en Información y Documentación 12.1 Introducción Las disciplinas que son Más detalles Formación en Dirección de Proyectos e-learning Business Project Management Solutions and Technologies, s.l
Formación en Dirección de Proyectos e-learning Business Project Management Solutions and Technologies, s.l Edificio CTTA Campus Miguel Delibes Paseo de Belén 9A; 47011 Valladolid Ph: +34-983 002 298 Cel: Más detalles Presentación 2. Contrato basado en la transparencia 3. Equipo integrado de proyecto 4. Forma de trabajar 5. Conclusión 6. Referencias y bibliografía 7
Propuesta de Valor 00 Índice Presentación 2 Contrato basado en la transparencia 3 Equipo integrado de proyecto 4 Forma de trabajar 5 Conclusión 6 Referencias y bibliografía 7 1/7 01 Presentación En Croxley Más detalles Programa Superior en Gestión de Proyectos
Precio: 920 Modalidad: Online Créditos ECTS: 25. Titulo propio de la Universidad Francisco de Vitoria DESCRIPCIÓN A QUIÉN VA DIRIGIDO OBJETIVOS RECURSOS EDUCATIVOS Ante la creciente implantación de un Más detalles INDICE DE EXPECTATIVAS DE LOS DIRECTORES DE MARKETING
INDICE DE EXPECTATIVAS DE LOS DIRECTORES DE MARKETING PERIODO XV ESTIMACIONES PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2014 Recogida información Primera quincena de Noviembre de DICIEMBRE i. INTRODUCCIÓN Como siempre, Más detalles Preparación al Examen PMP - Introducción al PMBOK
La Guía del PMBOK ó Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos constituye un compendio de conocimientos de la profesión de dirección de proyectos. Al igual que en otras profesiones, como la abogacía, Más detalles ENSEÑANZAS DE GRADO EN PSICOLOGÍA
FICHA TÉCNICA DE PROPUESTA DE TÍTULO UNIVERSITARIO DE GRADO SEGÚN RD 55/2005, de 21 de enero ENSEÑANZAS DE GRADO EN PSICOLOGÍA Denominación del Título: Licenciado/a en Psicología ó Psicólogo/a NÚMERO DE Más detalles EL VALOR DE LA FUNCIÓN DE RR.HH.: DE CONTABLE DE LAS PERSONAS A GESTORA DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD
DESAYUNOs ORH ) EL VALOR DE LA FUNCIÓN DE RR.HH.: DE CONTABLE DE LAS PERSONAS A GESTORA DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD Las circunstancias obligan y las estrategias de control de gestión se imponen Más detalles La calidad. como decisión estratégica ISO 9001:2015
18 ISO 9001:2015 El proceso de revisión de la ISO 9001 ha concluido en la fecha que el Comité ISO/TC 176 había previsto en su planificación. Ya está publicada la UNE-EN ISO 9001:2015, disponible como nuevo Más detalles PREGUNTAS FRECUENTES ISO 9001:2008
PREGUNTAS FRECUENTES ISO 9001:2008 Recopilación de preguntas y dudas para la interpretación e implantación de la norma ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos. Ignacio Gómez http://hederaconsultores.blogspot.com Más detalles Sistema de gestión de la calidad para arquitectos
Sistema de gestión de la calidad para arquitectos Directrices para la aplicación de la Norma UNE-EN ISO 9001:2008 Título: Sistema de gestión de la calidad para arquitectos. AENOR (Asociación Española de Más detalles MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE E.S.O., BACHILLERATO, F. P. Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS. Reglamento del Trabajo Fin de Máster
MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE E.S.O., BACHILLERATO, F. P. Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS Reglamento del Trabajo Fin de Máster Aprobado por la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado de 18 de abril Más detalles Curso oficial de Dirección de Proyectos orientado a la certificación del PMI
Curso oficial de Dirección de s orientado a la certificación del PMI 1 FORMACIÓN EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS 1. QUÉ ES PMI? El PMI (Project Management Institute), www.pmi.org, es una organización Más detalles CONTRATO DE SERVICIOS DE DIRECCIÓN INTEGRADA DE PROYECTO Y GESTIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LA SEDE DEL IMDEA ENERGÍA.
CONTRATO DE SERVICIOS DE DIRECCIÓN INTEGRADA DE PROYECTO Y GESTIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LA SEDE DEL IMDEA ENERGÍA. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES ÍNDICE 1. OBJETO Más detalles Gestión del conocimiento en la cadena de suministro de la construcción
GESTIÓN Gestión del conocimiento en la cadena de suministro de la construcción Autor: CAPÓ VICEDO, Josep. Profesor de Intensificación de Empresas Constructoras. Licenciatura de Administración y Dirección Más detalles 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley
REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. Más detalles OFERTA DE CURSOS IN COMPANY EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS POR QUÉ CAPACITACION EN LAS PRÁCTICAS SUGERIDAS POR EL PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI)?
OFERTA DE CURSOS IN COMPANY EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS POR QUÉ CAPACITACIÓN EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS? Las dificultades para lograr proyectos exitosos en la mayoría de las industrias generalmente no se Más detalles MASTER EN DIRECCION DE PROYECTOS
MASTER EN DIRECCION DE PROYECTOS INTRODUCCIÓN. La Dirección de Proyectos ha emergido como el nuevo paradigma organizacional en empresas y administraciones con el siglo XXI. En una "Economía basada en Proyectos" Más detalles ANEXO I ESTABLECIMIENTO DE DIRECTRICES PARA LA EFICAZ INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA UNIVERSIDAD.
ACUERDO DEL PLENO DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES, EN LA SESIÓN CELEBRADA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011, POR EL QUE ESTABLECEN DIRECTRICES PARA LA ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Más detalles El largo camino de un Plan Director de Seguridad de la Información
El largo camino de un Plan Director de Seguridad de la Información Dolores de la Guía Martínez Secretaría General Adjunta de Informática CSIC Presentación 1. Las expectativas 2. El pliego 3. El concurso Más detalles 3. Metodología de trabajo con Arquímedes en la gestión de la construcción
3. Metodología de trabajo con Arquímedes en la gestión de la construcción 3.4. Proceso de Control de obra... 1 3.4.1. Seguimiento durante la ejecución de las obras por parte del Jefe de Obra (Constructor)... Más detalles Curso. Project Management. Universitario. de Especialista. Posibilidad de certificación IPMA. Curso de: 200 horas
Curso de Especialista Universitario Posibilidad de certificación IPMA Project Management Curso de: 200 horas UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES Junio septiembre de 2014 QWERTYUIOPASDFGHJKLÑZXCVBNMQWE Más detalles Impala Risk. Simulación de Riesgo en Proyectos. Servicios. Capacitación. www.impalarisk.com
Simulación de Riesgo en Proyectos Servicios Capacitación www.impalarisk.com Software Simulador de Riesgo en Proyectos El peor riesgo es desconocer el riesgo Los actuales Gerentes de Proyectos se enfrentan Más detalles GESTIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS A TRAVÉS DE LA NORMA: UNE-EN ISO 9001
ARTÍCULO: GESTIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS A TRAVÉS DE LA NORMA: UNE-EN ISO 9001 Luciano Gómez Cevedio Jefe Consultoría Calidad y Medio Ambiente Madrid, 06 de octubre de 2.003 Página 1 de 12 1. ORÍGENES Más detalles Máster en Implantación, Gestión y Dirección de Call Center: Contact Center
Máster en Implantación, Gestión y Dirección de Call Center: Contact Center Manager Titulación acredidatada por la Comisión Internacional de Formación de la UNESCO Máster en Implantación, Gestión y Dirección Más detalles Las claves del éxito en el negocio de la construcción
Las claves del éxito en el negocio de la construcción El éxito en el negocio de la construcción depende de tres factores: 1. La imagen de fiabilidad que transmite la constructora 2. La eficiencia en la Más detalles PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA OBRA INFRAESTRUCTURAS RURALES (RED VIARIA DE COMUNICACIÓN) EN LAS VEGAS DEL RÍO VALDAVIA
CÓDIGO DE EXPEDIENTE A2014/000538 CONTRATO DE OBRAS Consejería de Agricultura y Ganadería ABIERTO CONTRATO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA: NO TRAMITACIÓN ORDINARIA PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Más detalles PROGRACIÓN DIDÁCTICA Módulo: 0648- Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa
PROGRACIÓN DIDÁCTICA Módulo: 0648- Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa CICLO SUPERIOR: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. CURSO: PRIMERO PROFESOR: ALBERTO COBO ALMAGRO 1 1. Introducción 2. Objetivos Más detalles Preparar, presentar y ganar propuestas
Preparar, presentar y ganar propuestas Una guía orientativa Francisco López, consultor 02/01/2006 (c) Francisco López, 2005 1 Índice Creatividad bien enfocada El cliente es un Cliente, no es una cuenta, Más detalles Informe sobre Solvencia del ejercicio 2011. ATTITUDE ASESORES Y SU GRUPO CONSOLIDABLE.
del ejercicio 2011. ATTITUDE ASESORES Y SU GRUPO CONSOLIDABLE. Marzo 2012 Índice Índice... 1 1 Introducción... 2 1.1 Ámbito de aplicación... 2 1.2 Información General del Grupo... 2 2 Política de gestión Más detalles MÁSTER UNIVERSITARIO EN
MÁSTER UNIVERSITARIO EN Titulación oficial: Máster Universitario en Gestión de Procesos con Sistemas Integrados de Información por la Universidad Pública de Navarra Rama de conocimiento: Ciencias Sociales Más detalles UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
13 UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 2012/2013 Estudios de Grado Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y Secretaría General 15/06/2012 Grado en Economía Los estudios Más detalles El Project Manager en Proyectos de Edificación. Marcos G. Kozak Ingeniero en Organización Industrial (UPM) MBA (ESEADE)
El Project Manager en Proyectos de Edificación Marcos G. Kozak Ingeniero en Organización Industrial (UPM) MBA (ESEADE) 1 Breve Evolución Histórica del Project Management 2 Hitos del Project Management Más detalles CUESTIONARIO PARA LA AUTOEVALUACIÓN
MODELO EUROPEO DE GESTIÓN DE CALIDAD b CUESTIONARIO PARA LA AUTOEVALUACIÓN ÍNDICE 1. Introducción 6 2. Objetivos de la autoevaluación mediante el cuestionario 10 3. Autoevaluación 14 4. Cómo se debe rellenar Más detalles Manual de Preparación para la Certificación Bajo la Norma ISO 9001:2000, Orientado a Empresas del Sector Servicios en El Salvador
CAPITULO V GLOSARIO DE TERMINOS Acción Correctiva Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad detectada u otra situación indeseable existente o defecto, para evitar su repetición. Acción Más detalles TEMA II PROCESO DE DISEÑO
TEMA II PROCESO DE DISEÑO El diseño como proceso. Problemas. Definición. Sub-problemas. Solución del problema. Objetivos. Dificultades del diseño. Gestión de proyecto y Proceso de concepción del diseño. Más detalles Taller de Secretos para Dominar la Gestión de Riesgos en Proyectos
Taller de Secretos para Dominar la Gestión de Riesgos en Proyectos Desarrollado por la reconocida autora Lic. Liliana Buchtik, PMP, PMI-RMP autora del libro Secretos para Dominar la Gestión de Riesgos Más detalles MASTER EN DIRECCION Y GESTION INTEGRAL DE EMPRESAS INMOBILIARIAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN 1º AÑO 1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
MASTER EN DIRECCION Y GESTION INTEGRAL DE EMPRESAS INMOBILIARIAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN 1º AÑO 1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Panorama general del sector Delimitación y clasificación Rasgos Más detalles Grado en Ingeniería de Sistemas de Información
Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas Grado en Ingeniería de Sistemas de Información Programa Formativo Índice 1. Objetivos de la titulación 2. Salidas Profesionales 3. Perfil de egreso: competencias Más detalles GUÍA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA PARA 2º DE BACHILLERATO
GUÍA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA PARA 2º DE BACHILLERATO 1. ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO. 2. LA UNIVERSIDAD. 3. PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD. 4. CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR. ANEXO I: Más detalles 2016 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: Resolución 
 Artículo 12
 Real Decreto 
 artículo 24

REAL DECRETO 
 artículo 24