Source: http://docplayer.cz/11604806-Prirucka-pro-prijemce-grantu.html
Timestamp: 2018-07-16 17:24:59+00:00

Document:
1 EHP A NORSKÉ FONDY PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ FINANCOVANÝCH Z PROGRAMŮ CZ02, CZ04, CZ05, CZ06, CZ08, CZ10, CZ11, CZ13, CZ14, CZ15 Platnost od: 13. března ČR
2 Obsah 1. Úvod a základní informace Platnost a změny Příručky Základní pojmy Přehled programů Schéma programu Řídící struktura EHP a Norských fondů Nadnárodní řídící struktura EHP a Norských fondů Výbor finančního mechanismu EHP Ministerstvo zahraničních věcí Norska Kancelář finančních mechanismů Národní řídící struktura Monitorovací výbor Národní kontaktní místo Certifikační orgán Auditní orgán Programová struktura Zprostředkovatel programu Projektová struktura Schválení projektu a vydání právního aktu o poskytnutí dotace Dopis o udělení grantu Vydání právního aktu o přidělení finančních prostředků Přijetí právního aktu o přidělení finančních prostředků Zálohová platba v projektu Povinnosti KP při realizaci projektu Publicita projektu Bankovní účet pro projekty Úroky z bankovního účtu Bankovní poplatky Zákaz peněžních operací nesouvisejících s projektem Účetnictví a doklady Přijaté faktury Příjmy projektu Archivace Zadávání veřejných zakázek Aktualizace plánu veřejných zakázek Hodnotící a kvalifikační kritéria Dodatky ke smlouvám (včetně stávající smlouvy) Změny projektu Podstatné změny projektu Nepodstatné změny projektu Administrativní změny v projektu Realokace finančních prostředků mezi projekty Neplnění podmínek projektu a nesrovnalosti v projektu Realizace projektu v rozporu se schválenými dokumenty Neplnění právního aktu o poskytnutí dotace Monitorování projektu
3 7.1 Logický rámec projektu Zprávy o projektu Průběžné zprávy o projektu Výroční průběžné zprávy o projektu Závěrečná zpráva o projektu Ověření projektu na místě Průběžné posouzení programu a projektů Externí monitorování Externí audit Kontroly dalších oprávněných subjektů Udržitelnost projektu Vypořádání dotace Bilaterální vztahy Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni Bilaterální fond na programové úrovni opatření A Bilaterální fond na programové úrovni opatření B Partnerství při realizaci projektu včetně finančních toků Smlouva o partnerství Způsoby prokazování výdajů zahraničního partnera...39 Přílohy
4 Seznam použitých pojmů a zkratek AO BFA BFB CO Dopis NM DPP ESVO Auditní orgán Bilaterální fond na programové úrovni opatření A Bilaterální fond na programové úrovni opatření B Certifikační orgán Dopis náměstka ministra Donor programme partner (Partner programu z donorských zemí) Evropské sdružení volného obchodu Fondy EHP/N EHP a Norské fondy IS CEDR Informační systém CEDR MF - EHP a Norské fondy KFM KP MGS NKM OVA PDP PP PRG PZ ŘO VPZ VZ VZMR - CFCU C 1 - C 2 ZZ Kancelář Finančních mechanismů Konečný příjemce Malé grantové schéma Národní kontaktní místo Otevřená výzva v programu Předem definovaný projekt Partner programu Program Průběžná zpráva projektu Ředitel/ka odboru Výroční průběžná zpráva projektu Veřejná zakázka Veřejná zakázka malého rozsahu Zprostředkovatel Zprostředkovatel Programu Oddělení Centrální finanční a kontraktační jednotka Zprostředkovatel Programu Oddělení Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace Zprostředkovatel Programu Oddělení Centrum zahraniční pomoci realizace, monitorování a hodnocení Závěrečná zpráva projektu 4
6 Příručka je závazná pro všechny úkony zde uvedené spojené s realizací EHP a Norských fondů Závaznou je vždy ta verze Příručky nebo jejích příloh, která je platná ke dni provádění příslušného úkonu souvisejícího s realizací projektu. Každá aktualizace Příručky bude zveřejněna na webových stránkách Ministerstva financí, KP jsou povinni sledovat tyto webové stránky a řídit se vždy aktuálním zněním Příručky. MF není povinno KP o aktualizacích Příručky informovat. 1.2 Základní pojmy Níže jsou definovány některé základní pojmy, které se v Příručce objevují: Dohoda o programu dohoda uzavřená mezi Výborem Finančního mechanismu EHP, Ministerstvem zahraničních věcí Norska a Národním kontaktním místem, kterou jsou uděleny finanční prostředky na program a nastavující implementaci daného programu. Grant - příslib peněžních prostředků ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnutých právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel před vydáním příslušného právního aktu o přidělení finančních prostředků. Dotace peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel vydáním příslušného právního aktu o přidělení finančních prostředků. Informační systém CEDR MF EHP a Norské fondy informační systém Ministerstva financí jako Zprostředkovatele vybraných programů EHP a Norských fondů. Systém slouží k předkládání žádostí (v rámci otevřených výzev a předem definovaných projektů) v jednotlivých programech a jejich následnou administraci (výběr projektů, monitoring, platby), až po ukončení jejich realizace. Konečný příjemce veřejný nebo soukromý, komerční nebo nekomerční subjekt, stejně jako nestátní nezisková organizace nebo fyzická osoba, kterým byl na základě předložené a schválené žádosti Zprostředkovatelem programu udělen grant z EHP a Norských fondů Malé grantové schéma soubor sub-projektů realizovaných zprostředkovatelem MGS na základě podmínek a postupů definovaných v pokynech vydaných zprostředkovatelem MGS. V případě MGS v programu CZ06 se koneční příjemci sub-projektů řídí touto Příručkou. Národní kontaktní místo národní veřejný subjekt, určen přijímajícím státem jako subjekt zodpovědný za dosažení cílů EHP a Norských fondů a implementaci Memorand o porozumění. 6
7 Období způsobilosti výdajů začátek způsobilosti výdajů je určen datem schválení projektu (viz kapitola 3.1) a konec způsobilosti výdajů je stanoven v právním aktu o přidělení finančních prostředků (maximálně do ). Otevřená výzva systém udělování grantů na projekty, a to na základě vyhlášení výzvy k předkládání žádostí. Partner programu veřejný subjekt, ministerstva zodpovědná za relevantní sektor v ČR, který je aktivně zapojen do implementace programu a účinně přispívá k implementaci programu na základě uzavřené Dohody o Partnerství. Partner programu z donorského státu - veřejný subjekt z donorského státu, který je aktivně zapojen do přípravy a následné implementace programu. Účinně přispívá k implementaci programu na základě uzavřené Dohody o Partnerství. Partner projektu veřejný nebo soukromý, komerční nebo nekomerční subjekt, který je uveden ve schválené žádosti o grant a je aktivně zapojen do implementace projektu. Právní akt o přidělení finančních prostředků dokument, na jehož základě jsou poskytnuty prostředky konečnému příjemci v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a který obsahuje náležitosti uvedené v Metodice finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z FM EHP/Norska v programovém období Program dokument stanovující strategii pro dosažení cíle prostřednictvím souboru aktivit. Jednotlivé programy jsou schválené Výborem finančního mechanismu EHP a Ministerstvem zahraničních věcí Norska (včetně Malého grantového schématu, Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni). Projekt ucelený soubor činností realizovaných na základě schválené žádosti o grant. Jedná se o projekt realizovaný v rámci programu či sub-projekt realizovaný v rámci malého grantového schématu. Předem definovaný projekt (dále jen projekt ) projekt, na jehož realizaci se v rámci přípravy realizace programu dohodla KFM se Zprostředkovatelem programu a jehož základní parametry jsou součástí schváleného návrhu programu. Smlouva o Partnerství dohoda uzavřená mezi konečným příjemcem a partnerem projektu (včetně partnera z donorského státu), kterou je doložen zájem obou aktérů na vzájemné implementaci projektu prostřednictvím bilaterální spolupráce. Sub-projekt ucelený soubor činností realizovaných na základě schválené žádosti o grant v rámci malého grantového schématu programu CZ06, pro zjednodušení terminologie v Příručce pro příjemce označován jako Projekt. Ukončení projektu ukončení realizace aktivit a zároveň proplacení všech způsobilých výdajů projektu (věcné a finanční ukončení projektu) Zahájení projektu datum zahájení realizace aktivit projektu. 7
8 Zprostředkovatel programu veřejný nebo soukromý nekomerční subjekt, stejně jako nestátní nezisková organizace, jehož zodpovědností je připravit a implementovat program. Zprostředkovatel jednotlivé části programu subjekt, v jehož odpovědnosti je implementovat část programu (rozdělení Zprostředkovatelů částí programu je uvedeno v kapitole 1.4). Způsobilé výdaje výdaje vynaložené na stanovený účel a v rámci období stanoveného v právních aktech o přidělení finančních prostředků, které jsou v souladu s Nařízením a dalšími pravidly stanovenými Výborem finančních mechanismů, Ministerstvem zahraničních věcí Norska, Kanceláří finančních mechanismů, Národním kontaktním místem nebo zprostředkovatelem pro daný program. 1.3 Přehled programů bylo, v souladu s Memorandy o porozumění pro implementaci FM EHP/Norska stanoveno Zprostředkovatelem následujících programů (dále jen ) - CZ02, CZ04, CZ05, CZ06, CZ08, CZ10, CZ11, CZ13, CZ14 a CZ15. Implementaci programů bude zajišťovat většinou ve spolupráci s Partnery programu (dále jen PP ) - ministerstva zodpovědná za relevantní sektor v ČR. Na implementaci některých programů se bude podílet Partner programu z donorského státu (dále jen DPP ) instituce, sektorově příslušná pro prioritní oblasti daného programu. Číslo program u CZ02 CZ04 CZ05 CZ06 CZ08 Programy, ve kterých je MF stanoveno : Název programu Biodiverzita a ekosystémové služby/ Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Ohrožené děti a mládež Národní, regionální a místní iniciativy pro snižování nerovností a podporu sociálního začleňování na národní úrovni Kulturní dědictví a současné umění Pilotní studie a průzkum technologií na zachycování a ukládání oxidu uhličitého (CCS) 8 Partner programu z ČR (PP) Partner programu z donorského státu (DPP) PP Ministerstvo životního prostředí DPP Norwegian Environment Agency PP Ministerstvo práce a sociálních věcí PP Ministerstvo kultury DPP The Arts Council Norway PP Ministerstvo životního prostředí
9 Číslo program u CZ10 CZ11 CZ13 CZ14 CZ15 Programy, ve kterých je MF stanoveno : Název programu Budování kapacit a spolupráce institucí s norskými veřejnými institucemi, místními a regionálními úřady Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Domácí násilí a násilí založené na pohlaví/ Sjednocení rovnosti žen a mužů a podpora slaďování soukromého a pracovního života Spolupráce v rámci Schengenu a boj proti přeshraniční a organizované trestné činnosti, včetně nezákonného obchodování s lidmi a migraci zločineckých skupin Budování kapacit a spolupráce v justici / Nápravné služby včetně alternativních trestů Partner programu z ČR (PP) Partner programu z donorského státu (DPP) PP - Ministerstvo zdravotnictví DPP Norwegian Institute of Public Health PP - Ministerstvo vnitra Policejní presidium ČR PP - Ministerstvo spravedlnosti DPP - The Council of Europe 1.4 Schéma programu V souladu s Dohodami o programu budou v rámci jednotlivých programů udělovány granty Konečným příjemcům (předkladatelům žádostí o grant) na projekty, které jsou v souladu s cílem programu, programovou oblastí a očekávanými výsledky. Program se může skládat z následujících částí (způsobů udělování grantů příjemcům grantu): - Otevřená výzva (OVA) - Předem definovaný projekt (PDP) - Malé grantové schéma (MGS) - Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni (BF PRG) otevřená výzva na opatření A (BFA) a opatření B (BFB) Schválený program nemusí zahrnovat všechny výše uvedené části. Jednotlivé části pro daný program jsou specifikovány v Dohodě o programu, a to včetně Zprostředkovatele pro jednotlivé části programu, který zajišťuje administraci této části programu: 9
10 Číslo program u Název programu Struktura programu Zprostředkovatel částí programu CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby/ Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu OVA PDP MGS BFB PP - MŽP OVA CZ04 Ohrožené děti a mládež PDP MGS PP - MPSV BFB CZ05 Národní, regionální a místní iniciativy pro snižování nerovností a podporu sociálního začleňování na národní úrovni PDP BFB OVA CZ06 Kulturní dědictví a současné umění PDP MGS BFB CZ08 Pilotní studie a průzkum technologií na zachycování a ukládání oxidu uhličitého (CCS) OVA BFB CZ10 Budování kapacit a spolupráce institucí s norskými veřejnými institucemi, místními a regionálními úřady PDP BFB OVA CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví PDP MGS PP - MZd BFA PP - MZd BFB CZ13 Domácí násilí a násilí založené na pohlaví/ Sjednocení rovnosti žen a mužů a podpora slaďování soukromého a pracovního života PDP BFB CZ14 Spolupráce v rámci Schengenu a boj proti přeshraniční a organizované trestné činnosti, včetně nezákonného obchodování s lidmi a migraci zločineckých skupin PDP BFB CZ15 Budování kapacit a spolupráce v justici / Nápravné služby včetně alternativních trestů PDP BFB 10
11 Příručka pro příjemce grantu je určena pro konečné příjemce v rámci částí programu: OVA příjemci projektů PDP příjemci projektů MGS příjemci sub-projektů v programu CZ06 Pokyny pro příjemce ostatních částí nejsou součástí této Příručky a jsou následující: BFA pokyny vydané jednotlivými Zprostředkovateli části programu (PP) MGS - pokyny vydané jednotlivými Zprostředkovateli části programu (PP) pokud se nejedná o MGS v rámci programu CZ06 BFB Pokyny pro žadatele a příjemce Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni opatření B 11
13 dosaženo očekávaných výsledků a cílů stanovených v Memorandech o porozumění a schválených programech Národní kontaktní místo vykonává činnosti Národního kontaktního místa (dále jen NKM ) v souladu s čl Nařízení: - je celkově odpovědné za dosažení cílů a za celkovou implementaci EHP a Norských fondů v ČR; - plní funkci kontaktního místa a je zodpovědné za implementaci Memorand o porozumění; - zajišťuje publicitu EHP a Norských fondů v ČR; - monitoruje postup a kvalitu implementace schválených programů a jejich změny; - zajišťuje přípravu a implementaci Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni; - posuzuje a rozhoduje o stížnostech souvisejících s celkovou implementací programů a projektů Certifikační orgán provádí úkoly Certifikačního orgánu (dále jen CO ) v souladu s čl. 4.5 Nařízení. Mezi hlavní odpovědnosti CO patří zejména: předkládání ověřených průběžných finančních zpráv a závěrečných zpráv o programech Kanceláři finančních mechanismů; zajišťování převodu plateb zprostředkovatelům programů (popř. konečným příjemcům) v souladu s Nařízením; - hlášení nesrovnalostí v rámci ČR; - provádění kontrol na místě zejména na úrovni zprostředkovatelů programů, případně konečných příjemců a partnerů programů Auditní orgán bude provádět úkoly Auditního orgánu (dále jen AO ) v souladu s čl. 4.6 Nařízení. AO vykonává a je odpovědný zejména za zajištění provádění auditů za účelem ověření účinného fungování řídícího a kontrolního systému na národní úrovni, tj. na úrovni Ministerstva financí. 2.3 Programová struktura Zprostředkovatel programu V souladu s čl. 4.7 Nařízení a v souladu s podepsanou Dohodou o programu zodpovídá Zprostředkovatel programu za přípravu a implementaci programu v souladu se zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. V souladu s Memorandy o porozumění pro implementaci FM EHP/Norska bylo Zprostředkovatelem programů CZ02, CZ04, CZ05, CZ06, CZ08, CZ10, CZ11, CZ13, CZ14 a CZ15 stanoveno, které zejména: připravuje v souladu s Nařízením výzvu, včetně detailních hodnotících kritérií a pokynů pro žadatele; přijímá žádosti, zajišťuje hodnocení a výběr projektů k financování a podepisuje smlouvy o projektu pro každý projekt; 13
14 ověřuje výstupy projektů a to, zda byly výdaje vykazované konečnými příjemci projektů skutečně vynaloženy a zda jsou v souladu s těmito postupy, Dohodou o programu a platnými národními právními předpisy i právními předpisy EU; zajišťuje kvalitu implementace programu a ověřuje pokrok projektů směrem k očekávaným výstupům, mimo jiné prostřednictvím posouzení projektů nebo návštěvou na místě, na základě výběru vzorku projektů; vypracovává a předkládá průběžné finanční zprávy, výroční zprávu o programu, závěrečnou zprávu o programu v souladu s čl. 8.3, 8.4 a 8.7 Nařízení; zajišťuje, že všechna nezbytná opatření jsou přijata k zamezení, odhalení a anulaci jakýchkoliv podezřelých případů nebo skutečných nesrovnalostí, které jsou vyšetřeny rychle a účinně a náležitě nahlášeny a napraveny, včetně provedení odpovídající finanční korekce; zajišťuje IS CEDR pro celkovou administraci projektů realizovaných konečnými příjemci. Činnost zprostředkovatele v rámci Odboru Mezinárodní vztahy zajišťují následující oddělení: C 1 Centrum pro zahraniční pomoc příprava a koordinace - zodpovídá za přípravu programů - zodpovídá za výběr a schválení projektů (viz kapitola 3, podkapitola 3.1) - zodpovídá za publicitu programu C 2 Centrum pro zahraniční pomoc realizace, monitorování a hodnocení - zodpovídá za monitoring schválených projektů (v případě CZ06), (viz kapitoly 4 a 7, podkapitoly 4.1 a 7.1 ) - zodpovídá za kontrolu průběžných, výročních a závěrečných zpráv o projektech (viz kapitola 7, podkapitola 7.2) - schvaluje změny v projektech (viz kapitola 5, podkapitola 5.1) - zajišťuje ověření na místě projektů (viz kapitola 7, podkapitola 7.3) - zajišťuje průběžné posouzení programu vč. vybraných projektů (viz kapitola 7, podkapitola 7.4) CFCU Centrální finanční a kontraktační jednotka - vydává právní akty o přidělení finančních prostředků (viz kapitola 3, podkapitola 3.2) - provádí kontrolu zadávacích řízení (viz kapitola 4, podkapitola 4.6) - zodpovídá za finanční kontrolu průběžných, výročních a závěrečných zpráv o projektech (viz kapitola 7, podkapitola 7.2) - administruje a proplácí výdaje v průběhu realizace projektů (viz kapitola 7, podkapitola 7.2) - zajišťuje finanční audity projektů (viz kapitola 7, podkapitola 7.6) - sbírá a šetří nesrovnalosti v projektech (viz kapitola 6, podkapitola 6.3) Partner programu z donorského státu (DPP) 14
15 Partnerem programu je subjekt z donorského státu nebo subjekt nominovaný donory (např. Rada Evropy), který je uveden v Memorandech o porozumění. V souladu s čl Nařízení Zprostředkovatel a Partner programu (DPP) ustaví Výbor pro spolupráci (Cooperation Committee), který se bude řídit schváleným statutem a bude projednávat zejména hodnotící kritéria a text výzev k předkládání žádostí, poradenství ke spolupráci s potenciálními projektovými partnery z donorských států, hodnocení postupu v dosažení konečných výsledků a cílů programu aj Partner programu Partnerem programu je sektorové ministerstvo věcně příslušné dané programové oblasti (viz kapitola 1.3). Zprostředkovatel programu uzavře pro zajištění spolupráce při implementaci programu s Partnerem programu Dohodu o partnerství. Tato Dohoda o partnerství je uzavřena po podpisu Dohody o programu. Uzavřenou Dohodou o partnerství mezi a PP jsou delegovány vymezené činnosti a zodpovědnosti týkající se přípravy a implementace jednotlivých programů. 2.4 Projektová struktura Konečný příjemce z EHP a Norských fondů Konečným příjemcem je subjekt, kterému byl na základě předložené a schválené žádosti Zprostředkovatelem programu udělen grant z EHP a Norských fondů Konečný příjemce je v průběhu implementace povinen postupovat dle právního aktu o přidělení finančních prostředků a dále dle postupů vydaných Zprostředkovatelem programu (vč. Zprostředkovatelem jednotlivé části programu) Partner projektu Partnerem projektu je subjekt, který je uveden jako partner ve schválené žádosti o grant a konečný příjemce s ním uzavřel smlouvu o partnerství. Může se jednat o subjekt z donorských států či u programů CZ10, CZ14 a CZ15 také o instituce jako Rada Evropy, OBSE a Agentura Evropské unie pro základní práva. 15
16 3. Schválení projektu a vydání právního aktu o poskytnutí dotace 3.1 Dopis o udělení grantu Po schválení a verifikaci projektu v IS CEDR zašle Zprostředkovatel programu příslušnému konečnému příjemci dopis o udělení grantu včetně případných podmínek pro udělení grantu a doplnění dokumentů (např. podepsaná smlouva o partnerství) vyplývající z verifikace. Konečný příjemce odsouhlasí podmínky přidělení grantu a případně doplní požadované dokumenty. 3.2 Vydání právního aktu o přidělení finančních prostředků Na základě dopisu ŘO 58 o udělení grantu a potvrzení podmínek ze strany KP, vydá - CFCU právního akt o přidělení finančních prostředků, a to buď Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kterým poskytuje dotaci konečnému příjemci nebo v případě, že konečným příjemcem je organizační složka státu, dopis náměstka ministra, kterým se stanoví podmínky čerpání finančních prostředků a ukládá zřizovateli převést dané podmínky na konečného příjemce svou příspěvkovou organizaci. Přílohou právního aktu o přidělení finančních prostředků je Logický rámec projektu (kapitola 7.1) a rozpočet projektu v členění jednotlivých kapitol (stavební práce, dodávky, služby, odpisy majetku, management a publicita). Vzorový právní akt je uveden v příloze č. 2 a 3 této Příručky 3.3 Přijetí právního aktu o přidělení finančních prostředků Po podpisu právního aktu o přidělení finančních prostředků zašle CFCU 3 originály konečnému příjemci. Konečný příjemce je povinen ve lhůtě 10 pracovních dnů po doručení originálů právního aktu o přidělení finančních prostředků zaslat zpět 2 originály právního aktu o přidělení finančních prostředků, kde je na Prohlášení příjemce dotace (poslední strana právního aktu o přidělení finančních prostředků) potvrzeno podpisem statutárního zástupce KP, že konečný příjemce přijímá všechna ustanovení právního aktu o přidělení finančních prostředků a zavazuje se dle nich realizovat projekt. 16
17 3.3.1 Zálohová platba v projektu V případě, že je schválena zálohová platba, zasílá konečný příjemce spolu s podepsaným Prohlášením příjemce dotace také žádost o zálohovou platbu. Výše zálohové platby musí odpovídat její schválené výši (až do výše 20% celkové částky přidělené dotace a zároveň maximálně do výše 2mil. Kč). CFCU převede finanční prostředky ve výši žádosti o zálohu na účet konečného příjemce do 5 pracovních dní od obdržení žádosti od KP. Vyúčtování zálohové platby Každá poskytnutá záloha musí být vyúčtována v rámci průběžných zpráv o projektu a odečtena od průběžné žádosti o platbu v okamžiku, kdy prokázané výdaje dosáhly výše 80% dotace. 17
18 4. Povinnosti KP při realizaci projektu 4.1 Publicita projektu V souladu s čl odst. 4 Nařízení je hlavním cílem publicity EHP a Norských fondů zdůraznit jejich roli a zajištění informovanosti a transparentnosti při poskytování grantů z EHP a Norských fondů na všech úrovních implementace. Záměrem informačních a publikačních strategií je přispět k dosažení hlavních cílů EHP a Norských fondů Publicitu na úrovni projektů zajišťují koneční příjemci grantů. Dodržování pravidel pro publicitu kontrolují příslušní pracovníci Zprostředkovatele programu. Koneční příjemci jsou povinni dokládat dodržování pravidel pro publicitu v průběžných a závěrečných zprávách o realizaci projektu. Všechna informační a publikační opatření musí být v souladu s platným dokumentem Kanceláře finančních mechanismů pro EHP a Norské fondy Manuálem pro komunikaci a design a přílohou 4 Nařízení Information and Publicity Requirements. Manuál stanovuje závazné technické požadavky pro užití log, billboardů, plaket, plakátů, publikací, internetových stránek a jiných audiovizuálních materiálů. Dokumenty jsou dostupné na webových stránkách a Konečný příjemce má za povinnost v rámci implementace projektů zejména: vytvořit Plán publicity, kterým jsou definovány nástroje a strategie pro poskytování informací a prezentaci informačních materiálů; zrealizovat tři informační aktivity o postupech, úspěších a výsledcích implementace projektů; poskytovat na internetových stránkách informace o realizovaných projektech v českém a anglickém jazyce; v případě stavebních prací umístit billboard na místo realizace projektů financovaných z EHP a Norských fondů a po ukončení těchto aktivit billboard nahradit pamětní deskou; v případě dodávek zařízení umístit po realizaci dodávky pamětní desku/nebo samolepky na nakoupené vybavení; poskytovat informace o realizovaných aktivitách co nejširší relevantní veřejnosti na národní, regionální či lokální úrovni; zasílat informace příslušnému Zprostředkovateli o plánovaných akcích v jednotlivých projektech realizovaných v rámci programu či malého grantového schématu. Podrobnější informace k plnění povinností publicity na úrovni projektu jsou uvedeny v Pokynech pro publicitu, které jsou přílohou č. 1 této Příručky. 18
19 4.2 Bankovní účet pro projekty Konečný příjemce není povinen zřizovat samostatný bankovní účet pro realizaci projektu. Může použít svůj stávající bankovní účet Úroky z bankovního účtu V případě, že si Konečný příjemce zřídí pro projekt samostatný úročený účet, pak jsou úroky na daném účtu, které vznikají konečnému příjemci v průběhu realizace projektu, chápány jako příjmy generované z projektu Bankovní poplatky Pokud si konečný příjemce zřídí samostatný účet pro realizaci projektu, pak bankovní poplatky spojené s vedením účtu a realizací jsou oprávněnými výdaji pouze tehdy, jsou-li povoleny ve schválené žádosti o grant a v rozpočtu projektu Zákaz peněžních operací nesouvisejících s projektem V případě zálohových plateb u projektů nesmí konečný příjemce s finančními prostředky zaslanými zálohovým způsobem k realizaci projektu provádět žádné operace, které nesouvisí přímo s realizací tohoto projektu. 4.3 Účetnictví a doklady Konečný příjemce je povinen pro projekty vést účetnictví v souladu s předpisy ČR nebo daňovou evidenci. Konečný příjemce, který vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, je povinen vést analytickou evidenci s vazbou ke konkrétnímu projektu. Doporučuje se, aby účetnictví projektu bylo vedeno v elektronické podobě. Konečný příjemce, který nevede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, je povinen vést pro projekty daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, rozšířenou o níže uvedené požadavky: 1. příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (kromě odst. 1, písmena f); 2. předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost; 3. při kontrole konečný příjemce poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu; 4. uskutečněné příjmy a výdaje jsou analyticky vedeny ve vztahu k projektu, ke kterému se vážou, tzn. že na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, ke kterému projektu se vztahují; 5. doklady nebo jejich přílohy musí obsahovat specifikaci pořizovaného zboží, služeb nebo prací i specifikaci toho, kdo zboží nebo služby nakoupil, pokud se nejedná o zjednodušený 19
20 daňový doklad. Obecně formulované doklady typu občerstvení, kancelářské potřeby, faktury fakturuji za administrativní činnosti atd. nejsou dostatečné. Originály účetních dokladů/dokladů pro daňovou evidenci konečného příjemce, soupisky a kopie účetních dokladů/dokladů pro daňovou evidenci všech partnerů za projekt musí být k dispozici u konečného příjemce nejen v průběhu implementace projektu však po dobu 10 let od 1. ledna následujícího po roce, kdy byla schválena závěrečná zpráva o Programu ze strany KFM Přijaté faktury Všechny přijaté faktury v rámci projektu musí být vystaveny na konečného příjemce nebo na jeho partnery v rámci daného projektu a musí být podloženy objednávkami nebo smlouvami o dodávce služeb, zboží nebo stavebních prací. Součástí faktur za dodávky služeb (v případě dodávek založených na práci jednotlivých externích expertů) musí být také formuláře měsíční evidence odvedené práce jednotlivých externích expertů. 4.4 Příjmy projektu Prostřednictvím EHP a Norských fondů jsou podporovány projekty ve veřejném zájmu, které negenerují zisk. V případě, že projekt generuje příjmy, je výše příjmů a jejich využití vyplněna v žádosti o grant a zohledněna v právním aktu o přidělení finančních prostředků. V případě, že projekt generuje příjmy v průběhu jeho implementace nebo v době jeho udržitelnosti, budou tyto příjmy využity v souladu s účelem projektu. 4.5 Archivace Konečný příjemce je povinen uchovat veškerou dokumentaci spojenou s implementací projektů tak, aby bylo možné i po jejím ukončení provádět auditní kontroly o správnosti vynakládání finančních prostředků na realizaci projektů. Konečný příjemce je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu /iniciativy v souladu s právními předpisy České republiky. Z hlediska ustanovení 44a, odst. 9 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů 1, minimálně však po dobu deseti let od 1. ledna následujícího po roce, kdy byla schválena závěrečná zpráva o Programu ze strany KFM. 1 44a, odstavec 9 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech stanoví, že odvod a penále lze vyměřit do 10 let od následujícího po roce, v němž došlo k porušení rozpočtové kázně. Pokud příjemce dotace neprokáže, jak byly prostředky použity, je to považováno za neoprávněné použití peněžních prostředků dle 3, písmeno e) zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech. 20
21 4.6 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek (dále jen VZ) všemi zainteresované subjekty, které se podílejí na realizaci jednotlivých programů (dále jen zadavatelé), mimo zahraničních partnerů programu, se vždy důsledně a bez výjimky řídí Zákonem č.137/2006 o veřejných zakázkách v platném znění. Za dodržování zákona a průběh zadávacího řízení je zodpovědný příslušný KP/zadavatel. Zprostředkovatel programů si může vyžádat informace k průběhu zadávacího řízení, uzavírání a plnění návazných smluv. Zadavatelům je on-line nebo ke stažení k dispozici Metodika zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb. vydaná Ministerstvem pro místní rozvoj na Pro veřejné zakázky malého rozsahu, kde postup zadavatele/kp není upraven zákonem, vydalo Národní kontaktní místo Pokyn k veřejným zakázkám malého rozsahu (dále jen VZMR) financovaným z EHP a norských fondů Tento Pokyn jsou zadavatelé povinni dodržovat. Konečný příjemce grantu je povinen informovat CFCU o veřejných zakázkách financovaných z uděleného grantu (projektu) Aktualizace plánu veřejných zakázek CFCU vyzve KP po obdržení Dopisu o udělení grantu, aby v IS CEDR aktualizoval svůj plán veřejných zakázek. KP tak do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy ze strany CFCU učiní. V případě nutnosti CFCU okomentuje aktualizovaný plán veřejných zakázek. V průběhu projektu dále v případě změn KP aktualizuje plán veřejných zakázek v rámci IS CEDR a informuje o plnění veřejných zakázek prostřednictvím průběžných zpráv o projektu Hodnotící a kvalifikační kritéria Minimálně 1 měsíc před plánovaným vyhlášením veřejné zakázky KP předloží hodnotící a kvalifikační kritéria zakázky prostřednictvím IS CEDR na - CFCU k nahlédnutí a případným komentářům Dodatky ke smlouvám (včetně stávající smlouvy) KP předloží nejpozději 15 pracovních dnů před plánovaným podpisem dodatku ke smlouvě na CFCU k nahlédnutí a případným komentářům připravovaný dodatek ke smlouvě včetně stávající smlouvy s dodavatelem. 21
22 5. Změny projektu Každý konečný příjemce projektu obdrží grant formou právního aktu o přidělení finančních prostředků včetně příloh, který představuje smluvní a implementační rámec projektu. Přílohy právního aktu o přidělení finančních prostředků jsou: 1) Logický rámec projektu Logický rámec projektu stanoví celkový cíl projektu, výsledky a výstupy projektu včetně aktivit s vazbou na vstupy a rozpočtové položky. Vzor logického rámce projektu je uveden v kapitole 7, podkapitole ) Rozpočet projektu Rozpočet projektu se člení na kapitoly, podkapitoly a jednotlivé položky podle žádosti o grant. V právním aktu o přidělení finančních prostředků je rozpočet rozdělen na šest kapitol stavební práce, dodávky, služby, odpisy majetku, management a publicita. Pro účely monitorování a sledování změn je určen rozpočet vycházející z členění v žádosti o grant (kapitoly, podkapitoly, položky). Vzor rozpočtu v žádosti o grant je uveden níže: ROOČET PROJEKTU* Kapitola Stavební práce Dodávky Hlavní Vybavení Podkapitola stavební konferenční výroba místnosti Položka SO - svislé konstrukce Dataprojektor Služby Administrace projektu Externí audit Odpisy majetku Odpisy vybavení Notebook vlastní využitý pro projekt viz kalkulace k rozpočtu Management Řízení projektu Administrátor projektu asistent projektového manažera (0,35 úvazku) vč. odvodů na sociální a zdravotní pojištění Publicita Konference Zahajovací konference projektu vč. tiskové konference (občerstvení, tlumočení) V případech, kdy se skutečná realizace projektu odchýlí plánu v žádosti o grant nebo od právního aktu o přidělení finančních prostředků včetně příloh, je konečný příjemce povinen o každé takové změně informovat Zprostředkovatele programu. Změny projektu včetně změn právních aktů o přidělení finančních prostředků a/nebo jejich příloh podléhají následujícím pravidlům postupů pro schvalování: 1. podstatných změn projektu 2. nepodstatných změn projektu 3. administrativních změn v projektu 22
23 5.1 Podstatné změny projektu Podstatné změny projektu jsou takové změny, které vyžadují předchozí písemný souhlas Zprostředkovatele programu. Jedná se o následující: změny, které ovlivňují rozsah, účel a výsledky projektu včetně indikátorů projektu; zařazení nové aktivity nebo nové položky v rozpočtu; zvýšení nákladů na kapitolu management projektu; prodloužení doby implementace projektu za stanovený termín naplnění účelu projektu (max. do ); přesun mezi kapitolami rozpočtu v hodnotě vyšší než 20% příslušné kapitoly kumulativně a/nebo v hodnotě vyšší než Kč kumulativně 2 ; přesun mezi podkapitolami rozpočtu v hodnotě vyšší než 20% celkové alokace na kapitolu rozpočtu kumulativně a/nebo v hodnotě vyšší než Kč kumulativně 3 ; změny ovlivňující výši grantu jako např. změna právní formy KP, změna DPH či zdroje spolufinancování; změna partnera projektu či změna smlouvy o partnerství, která ovlivňuje cíle či finanční rozsah partnerství; navýšení grantu na projekt v souladu s realokací finančních prostředků mezi projekty (viz kapitola 5, podkapitola 5.3 Příručky). Podstatné změny v projektu je KP povinen oznámit Zprostředkovateli programu bez zbytečného prodlení a písemně zažádat Zprostředkovatele programu, jakožto poskytovatele dotace, o jejich schválení. V případě, že KP zašle žádost o již provedenou podstatnou změnu, respektive změnu provede před jejím schválením Zprostředkovatelem programu, budou veškeré výdaje se změnou spojené považovány za nezpůsobilé a nebudou z prostředků alokovaných na projekt proplaceny. Provedením změny se rozumí učinění závazných kroků k realizaci změn (např. podpis smlouvy nebo dodatku ke smlouvě, vystavení objednávky). Oficiální žádosti o podstatné změny v projektech musí být předloženy ke schválení nejpozději 60 kalendářních dnů před termínem ukončení projektu. 2 V případě sub-projektů v rámci malého grantového schématu programu CZ06 je podstatnou změnou přesun mezi kapitolami rozpočtu v hodnotě vyšší než 20% příslušné kapitoly kumulativně a/nebo v hodnotě vyšší než Kč kumulativně 3 V případě sub-projektů v rámci malého grantového schématu programu CZ06 je podstatnou změnou přesun mezi podkapitolami rozpočtu v hodnotě vyšší než 20% celkové alokace na kapitolu rozpočtu kumulativně a/nebo v hodnotě vyšší než Kč kumulativně 23
24 Postup administrace podstatné změny znázorňuje stručné schéma: KP zašle žádost o změnu projektu včetně žádosti o změnu právního aktu o přidělení finančních prostředků (je li relevantní) na přes systém CEDR. (Ihned po zjištění, že taková změna nastane/bude třeba.) může zažádat KP o doplnění žádosti. Po případném doplnění žádosti žádá o předložení oficiální žádosti o změnu elektronicky podepsané kvalifikovaným certifikátem. KP předloží oficiální žádost o změnu elektronicky s kvalifikovaným certifikátem. Oficiální žádost musí obsahovat: podrobný popis změny, řádné důvody k provedení změny, finanční dopad, vliv na právní akt o přidělení finančních prostředků a/nebo jeho přílohy včetně žádosti KP o změnu právního aktu o přidělení finančních prostředků (je li relevantní). písemně schválí změnu. písemně neschválí změnu. KP změnu může realizovat od data uvedeného ve schvalovacím dopise. V případě, že schválená podstatná změna má vliv na právní akt o přidělení finančních prostředků a/nebo jeho příloh, vydá na základě žádosti KP změnu právního aktu o přidělení finančních prostředků. Výdaje na podstatnou změnu jsou oprávněné od data schválení změny ze strany. KP nesmí změnu realizovat. 5.2 Nepodstatné změny projektu Nepodstatné změny projektu nevyžadují předchozí písemný souhlas. Jsou to takové změny, které jsou hlášeny ex-post při nejbližší průběžné/výroční/závěrečné zprávě o projektu: přesun mezi kapitolami rozpočtu pod stanovené procentní nebo absolutní limity kumulativně pro podstatnou změnu; přesun mezi podkapitolami rozpočtu pod stanovené limity pro podstatnou změnu; změny položek rozpočtu (např. změny jednotkových cen); změny doby implementace projektu, které neovlivňují konečný termín naplnění účelu projektu. Nepodstatné změny projektu jejich popis včetně řádného zdůvodnění a finančního dopadu - uvede konečný příjemce projektu v nejbližší průběžné/výroční/závěrečné zprávě o projektu. 24
25 Nepodstatné změny jsou schvalovány v rámci příslušné průběžné/závěrečné zprávy o projektu. může během schvalovacího procesu průběžné/závěrečné zprávy požadovat dodatečné informace ke změnám. Postup je obdobný jako při administraci průběžné/závěrečné zprávy o projektu (viz kapitola 7, podkapitola 7.2). Příslušné schválené nepodstatné změny, které mají vliv na právní akt o přidělení finančních prostředků, musejí být reflektovány ve změnovém právním aktu o přidělení finančních prostředků. Postup administrace nepodstatné změny znázorňuje stručné schéma: KP předloží relevantní průběžnou/závěrečnou zprávu o projektu, ve které je změna zohledněna (změna již byla zrealizována). Změna je schválena při kontrole a odsouhlasení příslušné průběžné/závěrečné zprávy o projektu. může během kontroly zažádat KP o případné doplnění. V případě vlivu nepodstatné změny na právní akt o přidělení finančních prostředků a/nebo jeho příloh vydá na základě žádosti KP změnový právní akt o přidělení finančních prostředků. 5.3 Administrativní změny v projektu Administrativní změnou se rozumí změna údajů v projektu např. změna kontaktní osoby, změna bankovního účtu. Postup provedení administrativní změny znázorňuje stručné schéma: KP zašle oznámení o administrativní změně elektronicky prostřednictvím IS CEDR potvrdí oznámení změny elektronicky prostřednictvím IS CEDR + případně vyžádá předložení dokumentů zanese administrativní změnu do IS CEDR. 25
26 5.4 Realokace finančních prostředků mezi projekty V následujících případech může Zprostředkovatel programu využít zbylé finanční prostředky: 1) po ukončení realizace projektu bude nedočerpán grant projektu; 2) je zrušen projekt v programu; 3) finanční prostředky z realizovaného projektu jsou vráceny kvůli potvrzené nesrovnalosti v projektu. Zbylé finanční prostředky může využít následujícím způsobem: a) pro vyhlášení dodatečné výzvy v programu a/nebo b) financování dodatečných aktivit v již schválených projektech, které přispívají k naplnění cílů a účelu projektu. ad b) Realokace finančních prostředků mezi projekty na financování dodatečných aktivit v již schválených projektech bude probíhat následovně: osloví prostřednictvím webových stránek KP ke zpracování žádostí na dodatečné aktivity projektu a uveřejní kritéria výběru včetně termínu pro podávání žádostí. KP zašle žádost o dodatečné aktivity projektu na. provede kontrolu formálních náležitostí žádosti a následně hodnocení žádosti. administruje zasedání hodnotící komise a následné rozhodnutí Zprostředkovatele programu. oznámí KP schválení/neschválení žádosti. V případě schválení žádosti vydá na základě žádosti od KP změnový právní 6. akt o přidělení finančních prostředků. 26
27 6. Neplnění podmínek projektu a nesrovnalosti v projektu 6.1 Realizace projektu v rozporu se schválenými dokumenty Realizace projektu v rozporu s právním aktem o přidělení finančních prostředků může mít za následek pozastavení financování projektu. Pokud zjistí, že projekt není realizován v souladu s výše uvedeným dokumentem, neschválí žádost o platbu ani průběžnou zprávu o projektu a o tomto svém rozhodnutí bude písemně informovat konečného příjemce a současně bude požadovat nápravu této situace ve stanovené lhůtě. Kroky implementace projektu realizované v rozporu s Logickým rámcem projektu nejsou oprávněnými výdaji k financování a nebudou proplaceny. má možnost kdykoliv, resp. vždy v případě závažných změn v projektu nebo v případě pochybností o řádné realizaci projektu ze strany konečného příjemce, provést ad hoc ověření na místě (viz kapitola 7, podkapitola 7.3). 6.2 Neplnění právního aktu o poskytnutí dotace Porušení podmínek stanovených Rozhodnutím o poskytnutí dotace je považováno za porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. 6.3 Nesrovnalosti v projektu Nesrovnalostí se rozumí jakékoliv porušení právních předpisů upravujících EHP a Norské fondy, práva Evropské unie nebo národní legislativy (včetně podmínek stanovených příslušným právním aktem o přidělení finančních prostředků), pokud by toto porušení mohlo ovlivnit či ohrozit jakoukoli etapu implementace, zejména realizaci a/nebo rozpočet projektu financovaného z EHP a Norských fondů. Nesrovnalostí se rozumí jakékoliv jednání nebo opomenutí směřující k neoprávněnému čerpání anebo užití finančních prostředků, přidělených příslušným právním aktem, zejména podvod, zpronevěra, uvedení klamavých údajů, porušení řádného využití finančních prostředků, přidělených příslušným právním aktem. Konečný příjemce i jakékoli třetí osoby jsou povinny každé podezření na nesrovnalost neprodleně nahlásit CFCU, které vede registr nesrovnalostí a podává hlášení CO a podezření na nesrovnalost předává k vyřízení kompetentním orgánům. Při podezření na závažnou nesrovnalost může CFCU na nezbytně nutnou dobu pozastavit platby na daný projekt. 27
28 7. Monitorování projektu Základem monitorovacího systému projektu je Logický rámec projektu a rozpočet projektu (viz kapitola 5). Zprostředkovatel programu provádí monitorování projektů na základě následujících nástrojů: kontrola a schvalování průběžných zpráv o projektu, výročních průběžných zpráv o projektu a závěrečné zprávy o projektu; ověření projektů na místě; průběžné posouzení projektů a programu; externí audit projektů. V průběhu projektu mohou probíhat tzv. externí ověření projektu na místě a audity, které zajišťují společnosti najaté Výborem finančních mechanismů/ministerstvem zahraničních věcí Norska a další kontroly oprávněných subjektů (viz kapitola 7.7). 7.1 Logický rámec projektu Základem monitorovacího systému a klíčovým nástrojem pro implementaci projektu je tzv. Logický rámec projektu, který je závazným dokumentem (příloha právního aktu o přidělení finančních prostředků) pro konečné příjemce projektů. Vzor logického rámce je uveden níže: LOGICKÝ RÁMEC PROJEKTU* Název projektu. Program CZ. Celkové způsobilé výdaje projektu (v CZK). Výzva č.. Výše grantu (v CZK). Programová oblast:. Celkový cíl projektu (výsledek programu) Výsledky projektu (výstupy programu) Indikátory Indikátory Způsob ověření Způsob ověření Výstupy projektu Indikátory Způsob ověření Aktivity Prostředky/Vstupy a zdroje Odkaz na rozpočtové položky 28
29 Hierarchie dosažení cíle projektu ve vztahu k programu je dle logického rámce projektu následující: Celkový cíl projektu = výsledek programu Výsledek projektu = výstup programu Výstup projektu Vykazování výsledků a výstupů projektu je obsahem průběžných zpráv o projektu. V rámci výroční průběžné zprávy a závěrečné zprávy je vykazován KP rovněž celkový cíl projektu. 7.2 Zprávy o projektu Průběžné zprávy o projektu Jedním z klíčových nástrojů monitorovacího systému programu jsou průběžné zprávy o projektu (PZ). Konečný příjemce předkládá prostřednictvím IS CEDR průběžné zprávy 3 x ročně za každé 4 kalendářní měsíce realizace projektu od data schválení projektu, až do jeho ukončení. (V případě, že je období od schválení projektu do konce čtyřměsíčního období kratší, předkládá se první průběžná zpráva, až na konci následujícího monitorovacího období). Monitorovací období zpráv budou následující: Monitorovací období Termín předložení elektronické verze PZ 1 1. listopadu 28. února března 2 1. března 30. června 31. července 3 1. července 31. října listopadu Postup při vyplnění a kontrole PZ 1. vygenerování PZ Průběžná zpráva bude generována automaticky v systému IS CEDR vždy nejpozději k datu konce monitorovacího období zprávy. Podmínkou pro vygenerování průběžné zprávy je však schválení předchozí průběžné zprávy. 4 evt. 29. února 5 Jedná se o výroční průběžnou zprávu (viz kapitola 8.1.2) 29

References: čl. 4
 čl. 4
 čl. 4
 čl. 8
 zákona č. 563
 zákona č. 563
 zákona č. 586
 zákona č. 563
 zákona č. 218
 zákona č. 218
 zákona č. 218
 zákona č. 137
 zákona č. 218