Source: https://www.scribd.com/document/372150853/Exp-tco-comp-II
Timestamp: 2019-03-24 03:09:52+00:00

Document:
Exp tco comp II_
Uploaded by Jose Pizarro Suarez
dadadsdasdasaddasqdwdqwdqwdqwdqwdqwdqwd
3r. Itvm Ac Po 005 01 Instrum Didactica (8)
Unidad 8.2_Ejercicios Prácticos
Riego Por Aspersion Huayllarcocha
La Paccha Expediente Tecnico
Riego Tecnificado Sucre 2da Version.
diagnostico_pitumarca.pdf
Proyecto de Explotación de Aguas Subterráneas en La Comunidad Monteverde
Marco Logico Corregido.
Situacion Mundial 2013
20170425171748989
Monografia de La Bomba Espiral 1
Indic II
Ficha Técnica Reconstrucción Ponaza
T4 Poligonal GPS
Usuarios Afect x Canal 10
Pte.cayn. Gastos Generales
Caract III
Caract II
02- CONTENIDO
Anex Ppto Trim 01-05
Anex 06 Descrip Equip
Ppto y metas II
Tº y Ppº Ponaza 11
02.-Ficha de Seguimiento IV Trim. 2015 - Def.rib.Pajarillo
FORMATO 5B
Control de Equipos 2017 Pamashto
16_formato_05ay05b_pip Def.rib.Pajarillo III Trim. 2015
Impuestos Mayo
01.-Formato 06a Pajarillo IV Trim. 2015
INFORME_264_RequerimientoDeSillasGiratorias
Procuccion de Alcohol
elpracticntrat00muro.pdf
Dimensionamiento Del Tractor
AMSCOch1readingquestions (1)
Clasificacion de huevos.docx
Contract Farming.docx
Notice Foods Stan Operationalize 20-06-2016
EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA
I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO:
1.1 INFORMACION GENERAL:
1.1.1 Introducción:
A raíz de la viabilidad del Proyecto “Construcción del Sistema de
Irrigación Ponaza”, con código SNIP 2132, para proceder a su ejecución
es necesario contar con la última fase de estudio, referido al nivel de
Expediente Técnico, tarea a la cual nos avocamos en el presente
El proyecto en resumen consiste en la construcción de un Sistema de
riego por gravedad, para beneficiar en forma directa a cerca 421 Familias
asentados en el Valle del Ponaza, que en conjunto representan
aproximadamente 1,684 habitantes, incorporando al riego 2,081.56 Has.de
tierras agrícolas, pertenecientes a los Distritos de Tingo de Ponaza y
Shamboyacu en la Provincia de Picota, captando el recurso hídrico del Río
Ponaza, aguas arriba de la Localidad de Alfonso Ugarte.
Este proyecto consta de 4 componentes:
 Componente 1: Infraestructura de riego
 Componente 2: Conformación de la Organización de Usuarios
 Componente 3: Capacitación en técnicas de riego y manejo de cultivos
 Componente 4: Reforestación de laderas y áreas afectadas y
acondicionamiento de tierras.
Por cuestiones administrativas y de tiempo, la entidad encargada de
elaborar el expediente técnico del Proyecto Irrigación Ponaza, en este
caso el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM), ha
decido repartir el trabajo por componentes y justamente el presente
estudio corresponde al Componente II: Conformación de la
Organización de Usuarios, que tiene que ver con todo el proceso de
sensibilización, formalización, capacitación y funcionamiento de la futura
de organización de regantes que se hará cargo de la administración,
operación y mantenimiento del Sistema de Riego Ponaza.
Este componente será ejecutado por el Gobierno Regional deSan Martín a
través de su unidad ejecutora Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo
Mayo (PEHCBM), cuyo presupuesto asignado es de S/. 285,600, y que
tiene un plazo de ejecución de 3 años, regido bajo lineamientos del
1.1.2 El proyecto de Irrigación Ponaza:
La gestión de los pobladores del Valle del Ponaza, el Gobierno Local, el
Gobierno Regional de San Martín a través de su unidad ejecutora -
Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM),para que el
proyecto de Irrigación Ponaza se haga realidad, se ha iniciado desde más
de 10 años atrás, haciendo un historial de acciones que a continuación
 Desde el año 1,998 hasta el año 2005, el PEHCBM ha logrado avances
importante en la formulación de los estudios para la gestión de un
proyecto de riego en el valle del Ponaza, lográndose llegar en el año
2004 a tener la aprobación del perfil del proyecto de inversión pública
así como un avance del estudio a nivel de pre factibilidad.
 En base a los estudios existentes, en el año 2005 una misión de la
cooperación Alemana, visita la zona y propone desarrollar un programa
de desarrollo agroambiental, donde contempla la ejecución del proyecto
 El MEFen Julio del 2007 da la aprobación del estudio de Factibilidady
declara la viabilidad del “Programa de Desarrollo Agroambiental en la
Ceja de Selva - Manejo de las cuencas de Mishquiyacu y Ponaza,
Región San Martín, que consta de los siguientes paquetes:
- Paquete I) Ordenamiento Territorial, Saneamiento FísicoLegal y
Titulación de la Tierra y Manejo Forestal Agroforestal;
- Paquete II) Sistema de Irrigación Ponaza;
- Paquete III) Sistema de Irrigación Mishquiyacu.
 En el año 2008 se firma el Contrato de Aporte Financiero y de
Ejecución del Programa de Desarrollo Agroambiental en la Ceja de
Selva - PROCEJA, entre la cooperación financiera AlemanaKfW y el
Ministerio de Economía y Finanzas-MEF; así mismo el Acuerdo
Separado entre el KfW, el MEF y el Gobierno Regional de San Martín,
que define los aspectos de ejecución del Programa.
 En el año 2010, dentro del marco de ejecución del PROCEJA, el
PEHCBM, con un presupuesto de S/. 850,000 Nuevos Soles, asignado
por parte del Gobierno Regional de San Martín, elabora los estudios de
Pre factibilidad con sustento de factibilidad, del Proyecto “Construcción
del Sistema Irrigación Ponaza”, presentándose a la OPI del MINAG,
como ente formulador en el sistema para su aprobación respectiva, el
cual es aprobado en octubre del mismo año.
 En Noviembre del 2010 el MEF declara la viabilidad del PIP.
 El Contrato de Préstamo y de Ejecución del Proyecto de Irrigación
Ponaza, se celebró el 31 de Diciembre 2010, entre la República del
Perú, representado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el KfW.
Y medianteDecreto Supremo N° 272-2010-EF, se aprueba las
Operaciones de Endeudamiento Externo entre la República del Perú y
el KfW, hasta por un monto de EUR 5.3 millones, para financiar
parcialmente el Proyecto “Construcción del Sistema Irrigación
Ponaza”.
 Con fecha 02 de Marzo del 2011, el Gobierno Regional de San Martín,
el KfW y el MEF suscriben elAcuerdo Separado al Contrato de
Préstamo y de Ejecución del Proyecto de Irrigación Ponaza, para
definirlos aspectos operativos de la ejecución.
 Con fecha 20 de Abril del Año, 2011 se celebra el Convenio de
CooperaciónInter Institucional entre la UnidadesEjecutoras: PROCEJA
yPEHCBM, para la elaboración del expediente técnico y ejecución del
Proyecto “Construcción Sistema de Irrigación Ponaza”. Con código
SNIP 2132.
1.1.3 Descripción general de área:
a. Ubicación y Extensión:
El proyecto de Irrigación Ponaza está ubicado en el distrito de Tingo
de Ponaza y Shamboyacu, provincia de Picota, región San Martín, a
una distancia aproximada de 70 km. de la ciudad de Tarapoto.
La altitud de esta zona varía entre270 – 204 m.s.n.m. y está
conformado por los centros poblados de Mariscal Castilla, Tingo de
Ponaza, Aypena, Leoncio Prado Alfonso Ugarte etc.
Comprende unasuperficie neta estimada de 2,081 hectáreas y se
encuentra ubicada en la margen izquierda y el derecho del río Ponaza,
entre las coordenadas UTM 18 M 0357077, 9240893.
La cuenca del río Ponaza se encuentra en el ámbito de la
Administración Local del Agua Huallaga Central, hidrográficamente
constituye un afluente de la margen derecha del río Huallaga,que a su
vez lo es del río Marañón, perteneciente a la vertiente del Atlántico.
cruce a Cedropampa: 3. partiendodesde la ciudad de Tarapoto 60 km hacia el sur hasta llegar a la localidad de Picota. Tingo de Ponaza (4 km.5 km). Después de cruzar hacia la margen derecha del rio Huallaga mediante el Puente Picota.Muchas veces latopografía de las llanuras costaneras de los ríos está en forma de conos. pasando por las localidades de Barranquita (7 km). Vías de Acceso: El acceso hacia la zona del proyecto se realiza por vía terrestre.  Paisaje Llanura Aluvial. San Antonio (2 km).2 Fisiografía. Alfonso Ugarte (1 km). cruce a Pucushcayacu: 3 km). orogénicos y litológicos así como la acción de diversos agentes que provocan la erosión y los agentes climáticos prevalentes. junio. inundando zonas alejadas 7 .-La integración de factores tectónicos. en cuanto a precipitaciones es de 1. Al respecto de acuerdo con la superficie y litología dominante en la zona se ha identificado básicamente los paisajes de: llanuras aluviales y colinosas.2 ºC.3 ºC. antes de llegar a Shamboyacu (km 45). mientras que la media entre ambas fue de 26. c. Leoncio Prado (6 km). llamado cono de deyección. Páucar (5 km). c. Huañipo (3 km). Nueva América (1 km). se transita por una carretera afirmada en buen estado una distancia de 42..5 km. Dolores – Santo Tomás (3 km.mediante la carretera Nacional Fernando Belaunde Terry (Asfaltado en buen estado). hasta llegar a la zona de la bocatoma (1 km).Las características climáticas en cuanto a la precipitación y temperatura entre 2005 y 2010 para la zona en estudio (ver anexo 11)se tiene que la temperatura máxima promedio fue de 33. determinan las unidades fisiográficas predominantes en el área de estudio. la temperatura mínima promedio fue de 19. julio y agosto. El tiempo aproximado de viaje es de 1 hora con 45 minutos. Aipena (2 km)..003. lo que significa que el lecho del río podría desplazarse con bastante facilidad. El Medio Natural: c. EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________ b.4 mm/año por otra parte se puede apreciar que en cuanto a distribución mensual hubo una gran variación los meses más secos son:mayo.1 Clima.1 ºC. Mariscal Castilla (6 km).
Quinilla. c..Presenta una superficie con ondulaciones muy fuertes. Algunos de estos presentan suaves ondulaciones. 8 . las colinas se originaron por los movimientos tectónicos del terciario y la acción moderadora subsecuente de los factores climáticos. Pashaca. las disecciones son moderadas a fuertes y están afectadas por un amplio rango de pendiente que oscila entre 15 y 50%. por otra parte se encuentran terrazas medias aluviales subrecientes que son planicies conformadas por depósitos del río y se encuentran a mayor distancia y altitud en relación al río que al primer grupo mencionado. se encuentran ubicados cercanos a la zona de Bocatoma.  Paisaje Colinosos.La zona de vida en la cual se encuentra ubicada esta área pertenece al bosque seco tropical (b-st) de acuerdo al sistema de clasificación de Holdridge y el Mapa Ecológico del Perú (ONERN 1976). etc. La inclinación de la pendiente es variable. principalmente la precipitación pluvial. formada por terrazas superpuestas de origen aluvial que se extienden en casi todo el área estudiada. En este grupo existen terrazas bajo aluviales recientes que generalmente se encuentra junto al río Huallaga en la parte baja y están constituidas por sedimentos moderadamente finos y quepueden sufrir inundaciones en ciertas épocas por encontrarse en alturas cercanas al nivel del río. de contornos más suaves e inferiores en magnitud que las montañas adyacentes. EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________ del lecho principal actual. En general la vegetación natural del área ha sido alterada por la actividad humana especialmente en las zonas cultivadas donde se puede encontrar: Ocuera. debido a la topografía favorable como para desviar agua del río hacia cualquier punto de su zona aluvial. Dichas zonas constituyen zonas interesantes para el desarrollo del riego. Se trata entonces de zonas vulnerables. Las áreas de colinas se encuentran predominantemente en la cuenca media de los ríos. Estas zonas presentan una configuración entre plana a casi plana. lo cual le confiere al paisaje un aspecto corrugado de intensidad variable..3 Ecología y Vegetación.
También existen áreas con pasturas especialmente bracchiaria y cuna de niño ya que la zona es también pecuaria estos mayormente se encuentran en las partes colinosas. c. junto con el cultivo de maíz la mayoría de agricultores producen cultivos de pan llevar y frutales considerándose en estos. cacao. EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________ En cuanto a las áreas cultivadas mayormente se tiene plantaciones de maíz. el maíz al secano es el cultivo predominante en los márgenes del río Ponaza y también bajo un sistema de tecnología alta usando material genético de maíz mejoradoyaplicacionesderiegopor aspersión yriego tendido en cultivos de arroz y papaya.4 Uso Actual de la Tierra. Estos agricultores usan su propia tecnología de producción con rendimientos estimados entre 2500 – 3000 kg/ha bajo un sistema tradicional y bajo una tecnología alta con riego obtiene rendimientos altos en maíz de 7 a 7. etc. y en arroz de 7 a 8 TM/ha. papaya y pastos. mientras que las mujeres alcanzan el número de 1 799 y les corresponde el 45%. forman parte de los sistemas tradicionalesde producción de los agricultores. 9 . cacao. las tierras para sus actividades productivas agrícolas con diversos cultivos anuales y permanentes y pecuario. plátano. maní. cítricos. yuca.591 pobladores que equivalen el 40%de la población total.5 TM/ha. Población: La población del Valle del Ponaza se encuentra asentada mayoritariamente en lo que se conoce como zona urbana con 2. La composición poblacional por sexo es la siguiente: 2 158 son hombres lo que representa el 55%.. en tal virtud han venido ocupando. Por otro lado. pero también cultivos de pan llevar como plátanos. d. caña de azúcar. mientras que en el área rural habitan 1. yuca. cítricos y diversos frutales. caupí. Al respecto.La población asentada en el área en estudio son eminentemente agricultores..366 habitantes representando estos el 60% de la población.
sembradas estacionalmente de acuerdo a las precipitaciones y que en conjunto representa más del 74% del área cosechada. Los cultivos principales son el Maíz amarillo y Menestras. Con respecto a la mano de obra para la agricultura está equilibrada entre la oferta y la demanda. amoldado por las condiciones edafoclimáticas y por la cultura de los pobladores. EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________ Para el año 2020 se considera una población total de 5. salvo excepciones en algunas parcelas donde hacen agricultura con riego al bombeo.4 Desarrollo agro productivo del área de Influencia a. Desarrollo de la estructura agraria El desarrollo agrícola en el Valle del Ponaza obedece a un patrón tradicional.con una tasa de crecimiento promedio de 2. criado bajo el sistema extensivo con bastantes áreas de pastos y cultivos anuales. que sucede cuando la escasez de agua para los cultivos se acentúa (veranos prolongados). está la ganadería (ganado vacuno). Dentro de los rubros agrícolas sobresalientes.1.Ha 10000 8000 Cacao 6000 Arroz 4000 Maíz amarillo 2000 Frijol grano 0 Yuca 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 Años Fuente: Plan de Desarrollo Ponaza 10 . Figura Nº 01: Evolución de superficie sembrada por campañas agrícolas Evolución de la Superficie sembrada por Campañas Agricolas 12000 Area de Cosecha .789 habitantes. para el Valle del Ponaza.97%. Los eslabones de las cadenas productivas son débiles y muchas veces se desarticulan por la discontinuidad productiva. que necesitan obreros temporales en ciertas fases del cultivo. 1.
cantidad y el lugar y momento del abastecimiento son diferentes. En cada caso. que los créditos baratos son muy escasos. tanto para abastecer el mercado interno como para la exportación. b. en beneficio de los productores. Financiamiento:Es cierto que el estado a través del Ministerio de Agricultura. calidad del producto. rentabilidad y competitividad del productor agrario. ya sea por las 11 . Agrobanco y otros. pero no está llegando a zonas que verdaderamente lo merecen. EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________ Los servicios de apoyo a la producción. busca promover la eficiencia. Organización de productores: Por cuestiones emotivas o políticas han formado algunas organizaciones agrarias. no existe actualmente una organización grande que represente al Valle Ponaza y que puede gestionar ante el estado o entidades privadas la implementación de programas de capacitación. considera al Valle con un buen potencial agrícola. Tendencias recientes en cuanto a tenencia de tierra. forma de presentación del producto. módulos demostrativos. a través del financiamiento a organizaciones sólidas. Escuelas de campo. pero que no han tenido sostenibilidad. se lo ha visto como zona conservacionista y dentro de ellas está el Ponaza. pero es egoísta en el compartir de conocimientos. producción y productividad Según el estudio Plan de desarrollo del Ponaza. tendría que contemplarse prioritariamente en el programa de desarrollo agrícola que se implemente como consecuencia de la construcción del sistema de riego. lo cual en el Valle del Ponaza no sucede y hace más difícil ser competitivos: Asistencia Técnica y capacitación: Por partedel estado hay ausencia de asistencia técnica en el manejo de cultivos y crianzas de animales. los requerimientos respecto a variedades. no se da en el Valle del Ponaza. donde se puede producir una amplia gama de cultivos. Investigación agraria: Este rubro muy importante para la calidad y competitividad de un producto. en caso del privado que cuenta con algunas propiedades si cuenta con ello. están condicionados por la rentabilidad y la seguridad productiva. pero en la selva es muy poco. se centralizado el accionar en la costa y actualmente están llegando a la sierra. mas interviene las financieras privadas que muy poco otorgan créditos productivos.
hay más uniformidad en los productos finales y es más fácil desarrollar ambos mercados. asimismo. riegos. gracias a PROCEJA. abonamiento y fertilización. que puede sumar una a mas parcelas. que a su vez está influenciado por el nivel tecnológico de los productores y por las condiciones climatológicas (falta de lluvia oportuna y suficiente) que se presenta durante la campaña agrícola. Algunos de los factores que afectan la productividad de los cultivos en la zona y por lo tanto su rendimiento están relacionadas con la precaria situación económica de los agricultores. pesticidas. no contaban con documentos legales de propiedad. Las condiciones tecnológicas involucran las decisiones respecto al uso de variedades. sistema de siembra. momento de siembra.) o por el nivel de competencia (tipos de abastecedores. etc. el desconocimiento de técnicas adecuadas en dosis y oportunidad adecuadas. preferencias. EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________ exigencias de los consumidores (sus gustos. nivel de ingresos. pero que lastimosamente por cuestiones de topografía no son en su totalidad accesitariasa riego. por el simple hecho de la noticia de la construcción del sistema de riego. Obviamente. El promedio total de área de riego por usuario de agua es cerca de 4 Has. la que no les permiten efectuar inversiones de gran envergadura. Adicionalmente se debe tener en cuenta las indicaciones sobre manejo post cosecha que pueden realizarse a nivel de campo. Esto hace que las condiciones de producción y la tecnología también puedan ser diferentes según la orientación a los mercados finales. como se ha demostrado en las investigaciones de campoconducidos bajo tecnología alta.7. Los rendimientos de los cultivos están en relación con la utilización de los recursos de apoyo a la producción como: semillas. control de malezas. fertilizantes. es importante indicar que los cultivos en la zona en estudio tienen un alto potencial productivo.) y los precios que se pueden lograr en cada mercado. que a través de la implementación de un programa de titulación están saneando su propiedad. gran parte de los productores han sido posesionarios. Con respecto a los precios de los terrenos. ventajas arancelarias. El promedio de parcelas por productor es de 1. Sin embargo. se han incrementado actualmente en 200 a 300% su valor. significándose que cada usuario tiene más de un predio. etc.. donde los 12 . Con respecto a la tenencia de tierra. control fitosanitario y cosecha. cuanto más uniformes sean las condiciones de producción y la tecnología.
950 (*) Cultivo asociado (**) Representativo el tomate Figura Nº 02: Evolución de rendimiento de producción/campaña agrícola Evolución del Rendimiento de la Producción por Campañas Agricolas 15.000 kg/ha.729 1.) Arroz 86 Maíz Amarillo 560 Fríjol Grano Seco 40 Yuca 50 Plátano 15 TOTAL 751 Fuente: Agencia Agraria Picota Cuadro Nº 02: Situación con proyecto Area por campaña Area Tot Cultivos Grande Chica (Ha.000 Rendimiento . EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________ rendimientos de maíz amarillo bajo riego han alcanzado hasta los 7.) Maíz 800 600 1.621 3. Cuadro Nº01: Situación sin proyecto Area Cultivos (Ha. en áreas homogéneas como se presentan en el ámbito de la irrigación Winge.000 Arroz 5.000 Maíz amarillo 0 Frijol grano 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 Yuca Años Fuente: Plan de Desarrollo Ponaza 13 .400 Cacao (*) 400 400 Platano (*) 400 Soya 300 300 600 Sorgo 300 600 900 Yuca 300 300 Arroz 200 100 300 Hortalizas (**) 29 21 50 TOTAL 2.Kg/Ha Cacao 10.
en el mes de Julio de 1. Directivos de COPROCIP:  Presidente: Berninson Vásquez Sánchez. ahora con el nombre de COPROCIP. mantienen constantes reuniones todos los socios y directivos con representantes del GRSM. En representación de todos los productores del Valle el Ponaza. PEHCBM.999. según actas de reuniones demuestran actividad el año 1. pero no las registraron. EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________ 1. Desde el momento de su creación.1 Antecedentes de la organización de regantes: El Comité Pro – construcción de Irrigación Ponaza (COPROCIP). formada inicialmente con el nombre de Comité Progestiónde Irrigación Ponaza. tampoco cuenta con estatutos ni RUC.  Leoncio Prado: José Mendoza Paico.  San Antonio: Misael Alberca Ordoñez. PROCEJA. KfW. en este caso el PEHCBM.  Tingo de Ponaza: Walter Pósito Ordoñez. con el objetivo principal de crear las condiciones y planificar y ejecutar el proyecto de “Construcción del Sistema de Riego Ponaza”. etc.2 ORGANIZACION DE REGANTES (COPROCIP): 1.  Vice – presidente: Benjamín Ramirez Putpaña.. a través del equipo técnico de fortalecimiento organizacional para ayudarlos a formalizarse y de esta manera tener representatividad legal ante las gestiones posteriores.  Secretario de economía: Enael Flores Putpaña. después mantuvieron reuniones.  Aypena: Gerónimo Pinchi Ramírez. CAS-PROCEJA.  Nuevo América: Horacio Gonzales.  Miembros promotores:  Huañipo: Anibal Salinas Cueva. : Elizabeth PutpañaTenazoa. es una organización relativamente nueva. desde el año 2010 esta organización ha retomado su actividad.2. 14 .significa que es una labor urgente que tiene que desarrollarel ente ejecutor. El inconveniente de esta organización es que no se encuentra actualmenteinscritos en Registros Públicos. organizar los productores regantes y participar en el diseño del sistema de riego.997 con fines de gestionar la Construcción de Sistema de Riego Ponaza.  Vocales: WalterPósito Ordoñez.
y 5) Madurez empresarial. ha dado lugar para diseñar de manera experimental (experiencia piloto) un programa especial de formación gradual de los miembros en pleno del COPROCIP (Junta Directiva. aprovechando estos factores que se vienen dando. Considerando que en cada nivel se les brindará los conocimientos y experiencias necesarias para su formación y lograr obtener un perfil de futuros dirigentes y usuarios de aguay/o dirigentes con capacidad para realizar una gestión eficiente y eficaz del recurso hídrico en su condición de Comisión de Usuarios. por un lado que experimenta etapas como: la elaboración del expediente técnico del proyecto. 2) fortalecimiento. construcción de obras. Por otro lado. lamodalidadde transferenciadecanales de irrigacióna los agricultores sin previa preparaciónsobre el tema. 1. EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________  Mariscal Castilla: Enael Flores Putpaña. basadas en cinco niveles de desarrollo organizacional: 1) formación rudimentaria.Dada la naturaleza del proceso de construcción del canal de irrigación. la revisión y aprobación de expediente técnico.la vida útil de los canales de irrigación han sido cortas y en muchos casos abandonados por los agricultores a consecuencia de las debilidades existentes en la parte organizacional y a falta del escasoconocimiento y experienciaen temas referidos a la normatividad 1Información alcanzada por el Ing.2 Actividades de fortalecimiento organizativo desarrolladas1: a. 3) Consolidación.. la licitación de las obras. Según laexperiencia en proyectos de irrigación. considerando el perfil de los futuros usuarios de agua del Ponaza que no tienen conocimiento ni experiencia en manejo de agua y sistemas de irrigación. por ser una organización que está en proceso de formalizarse una vezse inicie la construcción del canal de irrigación. Oscar Ramos. no funciona y no ha funcionado en nuestro país. Enfoque sobre fortalecimiento organizacional. 4) Desarrollo empresarial. Promotores de apoyo y futuros usuarios de agua de riego). la elaboración bases de licitación. Bajo este contexto. responsable de fortalecimiento organizacional de COPROCIP 15 .2.No se consideró viable diseñar un programa de fortalecimiento organizacional del COPROCIP. Sin embargo. salvo con algunas excepciones en las regiones de la Costa.
titulación de tierras y ordenamiento territorial. desarrollo comunitario.En esta actividad el COPROCIP jugó el papel de articulador y facilitador para la implementación del programa PROCEJA y principalmente del proyecto de irrigación Ponaza. beneficiándose un total de 504 personas.El desarrollo de los mismos estuvo a cargo de los profesionales de la Junta de Usuarios de Huallaga Central.. Gestión en el proceso de construcción de canal y Gestión institucional:  Gestión en el proceso de construcción de canal .Talleres que tuvieron como sede los centros poblados de Huañipo. caminos de vigilancia. así como en la operación y mantenimiento de los sistemas de irrigación. Comoresultados de esta actividad. entreautoridades y futuros beneficiarios del canal de irrigación.Implementación de proyecto de irrigación.Con apoyo del COPROCIPenel periodo del mes agosto a diciembre del 2011 se realizaron doce (12) talleres de capacitación. gestión de organizaciones de usuarios de agua. autoridades y pobladores 16 . autoridades y beneficiarios del canal con información y capacidad básica para gestionar eficazmente el recurso hídrico. Los temas abordados estuvieron referidos ala gestión de recursos hídricos y sus reglamentos.temas específicos referidos atarifa de agua. la ALA de Bellavista. en la actualidad se cuenta con dirigentes. Desarrollo de competencias Para lograr este objetivo se desarrolló dos actividades principales. De manera específica apoyó en la implementación de los componentes de irrigación. Así como logró sensibilizar a las autoridades y pobladores de centros poblados quese oponían y eran escépticoscon la construcción del canal de irrigación. paracumplir y hacer cumplir la nueva Ley de recursos hídricos y su reglamento. Leoncio Prado. y responsables de FOFUAIP del PROCEJA. .Se cuenta con dirigentes. EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________ de la Ley de recursos hídricos.. Tingo de Ponaza y Mariscal Castilla. c. devolución de préstamos de inversión. manejo de cuencas.Capacitación en gestión derecursos hídricos.
medio ambiente.Pasantías a JUHC y JUCHL. para la participación de un grupo de jóvenes (4 personas) 17 . los participantes han adquirido nuevosconocimientos sobre la gestión de organizaciones de usuarios de agua (Juntas de Usuarios y Comisiones de Regantes) con un nivel de desarrollo de madurez empresarial.  Gestión Institucional . y desarrollo rural. operación y mantenimiento de sistemas de irrigación. han recibido adiestramiento básico y asesoría en el tema de relacionamiento institucional. el COPROCIP logró la donación de un terreno por parte de la Municipalidad de Tingo de Ponaza de un áreade 2.. . el COPROCIP y el ISEPP (Instituto Superior Educativo Publico Picota). y la segunda a las instalaciones y sistemas de irrigación de la Junta de Usuarios de Chancay Lambayeque. Como parte de su formación.Relacionamiento interinstitucional. cobranza y tarifa de agua.para la construcción del local de la futura Comisión de Usuarios del Ponaza. beneficiándose un total de 40 personas entre dirigentes y futuros usuarios de agua. La primeraalas instalaciones y sistemas de irrigación de la Junta de Usuarios Huallaga Central. EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________ altamente motivados para participar en la construcción del canal y asumir responsabilidades para su operación y mantenimiento. como parte de la estrategia de buscar aliados o establecer sinergias de cooperación con organizaciones de desarrollo presentes en el ámbito de acción del proyecto. y que trabajan en temasde irrigación.También se superó en 124 personas mássobre la meta establecida en el convenio de capacitación(380 personas). beneficiándose 17 personas entre dirigentes del COPROCIP y promotores de apoyo de la misma.500 m2. gestión de proyectos.. Y también habrían adquirido nociones básicas sobre temas de: gestión institucional.Durante el segundo semestre del 2011 se realizaron dos pasantías. capacitación y comunicación. De igual manera está pendiente por firmarse un convenio tripartito entre el PROCEJA. Como resultado de la pasantía. Como resultado de esta actividad.
Programa que ya seimplementó en el mes de diciembre encomunidad de Tingo de Ponaza. participación en el trazado de la infraestructura de riego. porcinos. justamente una de las finalidades por la que se formó fue la de participar en la gestión y planificación del Sistema de Irrigación Ponaza. quienes desarrollarán programas de sensibilización en el ámbito de acción del proyecto de irrigación. Esta organización. etc. y es recomendable por la experiencia de gestión que van acumulando los directivos. 1. participación en el diagnostico agro – socio – económico. participación en la titulación de tierras. como también tendría que hacerlo en el diseño de lavaderos para ropa y bebederos para animales vacunos. y lo hace a través de reuniones locales y ordinarias conjuntamente con el equipo del PEHCBM y PROCEJA. que viene hacer el 100% de toda el área de irrigación Ponaza..2. que entre los directivos de COPROCIP se elija la nueva junta directiva de la Comisión. previa coordinación con hombres y mujeres que consideren estas obras de arte como necesidad poblacional.Area de saneamiento físico legal y titulación. paralelo a la construcción del sistema de riego tendrá que ir preparándose para que se constituya en la nueva Comisión de Usuarios de Agua. se tiene identificados y en proceso de titulación 672 parcelas. cabe mejor parecer de la asamblea.2.3 Participación del COPROCIP en la fase de Diseño final: La organización de Gestión formada en el Valle del Ponaza (COPROCIP). dar las condiciones para la construcción de dicho sistema. hasta la fecha en el ámbito del futuro Sistema de Riego Ponaza. 18 .4 Compromisos de membrecía de los futuros usuarios De acuerdo a información brindada por el PROCEJA . perteneciente a 421propietarios. pagar su tarifa de agua y participar activamente en la operación y mantenimiento de la indicada infraestructura. 1. están muy de acuerdo con la construcción del Sistema de Irrigación Ponaza y a pertenecer a la Comisión de Usuarios de Agua que más adelante se organice. equinos. sobre el tema de educación ambiental. así como también. EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________ del área de Forestal. Todos estos productores.
428 0+000 10+086 216 138 (San Antonio) De la TL-08 (Leoncio Prado) a Sector 2 519.270 10+780 20+760 159 98 la TL-16 (Nuevo America) De la TL-17 a la TL-30 (Tingo Sector 3 757.555 672 421 Fuente: Elaboración propia La lista de todos los productores debidamente identificados.699 21+800 33+928 180 121 de Ponaza) De la TL-31 a la TL-34 Sector 4 377. 19 . con sus datos respectivos que se encuentran actualmente en proceso de titulación.) Del Al PARCELAS USUARIOS De la bocatoma a la TL-07 Sector 1 427. EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________ Cuadro Nº 03: Parcelas y usuarios identificados por sectores SECTOR AREA TRAMO N° N° DESCRIPCION N° (Has. los que vendrían a ser los futuros integrantes de la Comisión de regantes se adjunta en anexos.158 34+710 39+275 117 64 (Mariscal Castilla) TOTAL 2.081.
purmas. estos espacios legalmente están enajenados a personas naturales. etc) 15 12 Total 127 100 Fuente: Elaboración propia Según este cuadro. se necesita espacio físico para la bocatoma.. maíz. no verificado. EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________ 1.. etc.3 SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO E INDEMNIZACIONES: Para la construcción del Sistema de Irrigación Ponaza. en otras palabras no tienen ningún tipo de 20 . jurídicas. ver copia de acta en anexos. en las siguientes proporciones: Cuadro Nº 04: Categorías de afectadas Nº Afectación Beneficiarios % Pasto 15 12 Alambrado 4 3 Purma o monte 32 25 Pasto + alambrado 22 17 Monte o purma + alambrado 24 19 Pasto + monte o purma 7 6 Terrenos urbanos municipalidades 4 3 Cultivos (maíz) 4 3 Otros (terr mecan.3. las áreas afectadas por el pase del canal principal en un 25% son purma o monte. lográndose firmar hasta la fecha 127 actas con 123 futuros usuarios de riego (existen 4 terrenos urbanos de municipalidades). laterales.1 Distintos tipos de afectaciones y categorías de afectados: El acta de compromiso de trato directo se firmo con aquellos personas afectadas solo por la construcción del canal principal en sus 37. drenes. etc. Dichos predios a su paso del canal son afectados con alambrados.015 km de longitud. canal principal. pastos. el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM) como unidad ejecutora de este proyecto ha adquirido poder para disponer del área afecta por la construcción de sistema de riego a través de una “acta de compromiso de trato directo”. A fin de darle formalismo a estos tratos y evitar inconvenientes cuando el proceso de construcción se haya iniciado. compuertas. 1. etc. por lo que es indispensable tener autorización de los dueños de estos espacios para disponer parte de ellos y poder ocuparlo en este caso con la infraestructura de dicho sistema de riego. firmado entre elGerente del PEHCBM y el afectado (a).
el 12% son solo pasto. que de todos los afectados un 39% son personas foráneas provenientes de otro lugar de la Región San Martín y el 61% son netamente San Martinenses. Esto significa. 21 . si multiplicamos este incremente por cerca de las 2. algo de maíz.2 Arreglos de compensación definidos: Sobre las compensaciones no hay más problemas.terreno mecanizado y terrenos urbanos. EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________ cultivo ni alambrado. se puede analizar según las informaciones que constan en las actas.081 Has. el 19% tiene alambrado pero ningún tipo de cultivo. 800 – 1. para la ejecución del proyecto “Construcción del Sistema de Irrigación Ponaza”.000. según los dirigentes delComité Pro – construcción Irrigación Ponaza (COPROCIP).000 – 4. La impresión que se tiene. el 17% son pasto y alambrado.000. 3. el resto está entre solo alambrado. desde allí ya hay un gran beneficio económico para los pobladores de la zona. más que todos oriundos de la zona de Picota. es que por falta de agua de riego estas áreas no están recibiendo un uso netamente agrícola. Por otro lado. terrenos urbanos. es por ejemplo el precio de los terrenos. que van a ser beneficiadas por este sistema de riego.3. 1. De acuerdo al acta de compromiso firmada entre el PEHCBM y el afectado sobre la compensación en la clausula segunda menciona lo siguiente:  Del afectado (a):  Otorgar al PEHCBM la libre disponibilidad del área que forma parte del predio descrito en el acta. pasto y purma. el hecho de entender cuanto beneficio van a recibir los usuarios al tener un sistema de riego relativamente moderno operando en su zona. Un indicador palpable. antes de la noticia de la construcción del sistema de riego una hectárea de terreno costaba cerca de S/. actualmente oscila entre S/. según información verbal de los lugareños del Ponaza. están entusiasmados y están cediendo el paso para su construcción sin mayores condiciones más que tener el acta de compromiso firmada. que hay gran número de foráneos que seguramente parte de ellos conocen de riego y que tienen conocimiento de cómo trabajar en tierras mecanizadas con cultivos promisorios.
3. conforme a lo estipulado en el Decreto Ley Nº 20081. cuyo compromiso como unidad ejecutora es culminar en los próximos días esta precondición. se compromete a no transferir la propiedad y/o posesión del área que será afectada por la ejecución del proyecto “Construcción del Sistema de Irrigación Ponaza”. muy importante para iniciar la construcción del sistema de riego Ponaza. en una franja de 20 metros. 32.de tramo del canal principal que se va a construir. construcciones y/o plantaciones de cualquier especie. el levantamiento de información de cada una de las áreas que serán afectadas en la ejecución del proyecto “Construcción del Sistema de Irrigación Ponaza”. EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________  Otorgar el poder suficiente al PEHCBM para que pueda disponer del área que forma parte del predio descrito en la presente acta. entre otros del expediente técnico legal correspondiente. ni efectuar mejoras.722 km. medidos 10 metros a ambos lados del eje del trazo del canal.  Suscribir el acta correspondiente con el PEHCBM. toma fotográfica. (87%) de longitud están autorizadas legalmente a través de una acta de compromiso. Este trabajo lo viene haciendo el PEHCBM a través de un personal de campo.293 km.3 Compromiso aún no resueltos y posibilidades de su solución: De todo los 37+015 km. (13%) todavía falta sanearlo con actas de compromiso. que formarán parte. a través del cual se le reconoce la reposición de las cercas afectadas en el área que forma parte del predio.  Del PEHCBM:  Efectuar la inspección ocular.  A partir de la suscripción de la presente acta. 1. así como a no realizar gravámenes. que será afectada por la ejecución del proyecto “Construcción del Sistema de Irrigación Ponaza”.  Reponer las cercas de alambres en las áreas que serán afectadas con la ejecución del proyecto “Construcción del Sistema de Irrigación Ponaza”. indicadas en la presente acta. 4. no implicando transferencia de propiedad. y dejar limpio el predio de materiales de desecho de la obra. 22 .
deben estar dentro de los 4.3. como por ejemplooposición de algún productor que no pase el 23 ..722 m.722 127 Fuente: Elaboración propia De las 127 actas de compromiso firmadas existen 5 que no indica las progresivas. EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________ Cuadro Nº 05: Progresivas con acta y sin acta del canal principal Progresiva con acta Progresiva sin acta Longitud Nº Descripción Del Al Del Al m. Actas Tramo del canal con actas 0+000 2+200 8 Tramo del canal sin actas 2+200 2+245 45 Tramo del canal con actas 2+245 3+420 7 Tramo del canal sin actas 3+420 3+760 340 Tramo del canal con actas 3+760 6+010 6 Tramo del canal sin actas 6+010 6+060 50 Tramo del canal con actas 6+060 6+900 1 Tramo del canal sin actas 6+900 8+090 1. 1. es cuestión que el técnico encargado de este trabajo ubique los tramos que de antemano ya están autorizadas para la construcción del canal Ponaza.4 Compromiso para resolver problemas urgentes: Seguramente durante la etapa de construcción del sistema de riego se presentarán algunos problemas sociales dentro del ámbito del Valle del Ponaza.190 Tramo del canal con actas 8+090 8+120 1 Tramo del canal sin actas 8+120 8+750 630 Tramo del canal con actas 8+750 9+315 1 Tramo del canal sin actas 9+315 9+362 47 Tramo del canal con actas 9+362 9+625 2 Tramo del canal sin actas 9+625 9+875 250 Tramo del canal con actas 9+875 11+905 10 Tramo del canal sin actas 11+905 12+050 145 Tramo del canal con actas 12+050 12+135 2 Tramo del canal sin actas 12+235 13+260 25 Tramo del canal con actas 13+260 13+970 2 Tramo del canal sin actas 13+970 14+330 360 Tramo del canal con actas 14+330 16+440 4 Tramo del canal sin actas 16+440 16+574 134 Tramo del canal con actas 16+574 19+060 7 Tramo del canal sin actas 19+060 20+310 250 Tramo del canal con actas 20+310 28+772 38 Tramo del canal sin actas 28+772 28+848 76 Tramo del canal con actas 28+848 35+480 32 Tramo del canal sin actas 35+480 36+195 715 Tramo del canal con actas 36+195 36+550 1 Tramo del canal sin actas 36+550 37+015 465 Tramo del canal con actas Sin progresivas 5 Total 4.
asumiendo la responsabilidad de solucionar estos conflictos en la medida que estén a su alcance. Para dar solución a estas situaciones. solicitud de construcción de tomas individuales. a través de su presidente ha firmado un compromiso ante la unidad ejecutora el PEHCBM. inscripción de área de riego menor a la que figura en su título de propiedad. etc. EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________ canal principal por el trazo original. 24 . evitando en lo posible llegar a los jueces locales. lo que alargaría el periodo de construcción y posiblemente haga más costosa la obra (ver carta de compromiso en anexo). COPROCIP. distritales o provinciales.
1.4 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO:
Para la operación y mantenimiento del sistema de riego Ponaza es muy
importante capacitar a los beneficiarios y al personal que se hará cargo de esta
labor, como también equiparlos con instrumentos básicos (Correntómetro, GPS,
equipo de cómputo, etc.). Estas acciones tendrían que iniciarse inmediatamente
después de haber recepcionado la obra la organización de regantes del Ponaza,
además no solo quedará en capacitaciones sino que se editará textos
facilitadores del proceso de operación y mantenimiento como:
 Infraestructura mayor
 Manual de operación y mantenimiento de la bocatoma.
 Infraestructura menor
 Manual de operación y mantenimiento de los canales.
 Manual de operación y mantenimiento de drenaje.
 Manual de hidrometría.
 Manual de Riego.
1.4.1 Requerimientos de operación.
a. Operación de la bocatoma:
La operación normal de la bocatoma, consiste en la manipulación de
las compuertas de la bocatoma para proporcionar los caudales
requeridos al Valle del Ponaza, mediante el canal principal, así como
dejar pasar por el canal de limpia y barraje mixto (fijo y móvil), el caudal
ecológico, el cual se puede definir como el agua reservada para
preservar valores ecológicos; los hábitats naturales que cobijan una
riqueza de flora y fauna, las funciones ambientales como purificación de
aguas, amortiguación de los extremos climatológicos e hidrológicos, los
parques naturales y la diversidad de paisajes. Esto implica que
después de los usos de agua para: consumo humano,
aprovechamiento agrícola y industrial hay que mantener un caudal
para la naturaleza, que sirve para conservar la biodiversidad y las
Toda la información referida a caudales de captación, aberturas de
compuertas, lecturas de mira, etc. deben ser anotadas en un formato
que sirva como parte diario de operación de compuertas.
Los objetivos de la compuerta de limpia son los siguientes:
- Entrega de caudales al río Ponaza, aguas abajo de la bocatoma.
- Limpia hidráulica del material sólido, separado en la toma.
- Limpia hidráulica del acarreo depositado en la zona inmediatamente
delante del ingreso de la captación.
- Evacuación del material flotante que ha sido retenido delante de las
ventanas de captación.
b. Operación de los canales:
Se refiere a la operación diaria del canal y de todas las estructuras que
intervienen durante la explotación del sistema, proporcionando la
cantidad de agua requerida por los canales secundarios a través de las
Durante la operación normal de los canales, se debe tener en cuenta
que tanto las compuertas como las ataguías de los reguladores,
tendrán efectos en los canales, ya que estos causaran remanso, por lo
que cuando se tenga que operarlas, los caudales de estos canales no
podrán ser calculados con las curvas de descarga que se adjuntan ya
que estos son a flujo libre sin ninguna obstrucción o tapa en dichos
Las estructuras de obras de arte ejecutadas en los canales de riego
deberán ser inspeccionadas todo el tiempo, para ello se muestra en los
documentos técnicos, los cuadros y curvas para los cálculos hidráulicos
El agua de riego para cada parcela será captada mediante las tomas de
riego y el volumen será determinado de acuerdo a la abertura de las
compuertas y su relación directa con los aforadores que se han
construido aguas abajo de las mismas.
- Aforadores.- Los aforadores consisten de sección de entrada,
sección de salida, garganta y plantilla o fondo del aforador. El cálculo
del caudal de los aforadores, se obtiene midiendo las profundidades
del flujo aguas arriba (ha) y aguas abajo (hb) de la garganta, estas
mediciones las efectuamos con ayuda de las miras instaladas en los
Los aforadores estarán trabajando bajo dos criterios de flujo: Flujo
libre y flujo sumergido, lo cual determinaremos para cada aforador.
- Reguladores.- Cuando se calculan ciertas estructuras como tomas
de canales, se fijan valores de tirantes que deben mantenerse para
que dichas estructuras funcionen correctamente. Mientras el canal
conduce el gasto de diseño, se mantiene el tirante, pero una vez que
dicho gasto baja es necesario garantizar ese tirante mediante el uso
de retenciones o reguladores.
- Distribución del agua de riego.- Los periodos de riego se
establecen de acuerdo con las necesidades de agua de los cultivos y
el clima. La duración de los períodos de riego debe consignarse en
el programa de distribución de aguas de acuerdo con el plan de
riegos. El programa de distribución de aguas deberá hacerse del
conocimiento de los usuarios con toda oportunidad. Las fases para
iniciar y terminar los períodos de riego son variables y pueden variar
de un año a otro a causa principalmente de las condiciones
climatológicas. A su vez debido a condiciones especiales del valle
pueden mantenerse en operación durante todo el año.
1.4.2 Requerimientos de mantenimiento:
a. Mantenimiento de la bocatoma:
Las actividades de mantenimiento se inician después de la recepción
de la obra y consiste en realizar acciones tendientes a conservar las
obras en óptimas condiciones de funcionamiento, antes, durante y
después de producidos los eventos naturales; abarcando en primer
lugar a las obras civiles y en segundo lugar a las obras hidromecánicas.
De acuerdo a las acciones requeridas, así como a los desperfectos
detectados, se procederán a efectuar los trabajos respectivos en base a
los diseños de resane y a las recomendaciones que se sugieran en
base a las observaciones realizadas.
Dichos trabajos se efectuarán a intervalos regulares de tiempo, y según
la necesidad surgida de acuerdo a la capacidad instalada.
Las labores de mantenimiento más comunes a efectuar en la
Bocatoma, comprenden las siguientes actividades:
- Limpiar las superficies de concreto para visualizar fisuras y estado
- Limpiar miras para efectuar correctamente las lecturas
Limpiar la palizada que se haya retenido delante de las compuertas del canal de limpia y barraje mixto. Mantenimiento de los canales: Las actividades a realizarse durante el mantenimiento.Reparar los eventuales daños causados por los desbordes en épocas de avenidas.Inspección interna de la tubería de conducción. . . .Repintar miras de la bocatoma. así como a los desperfectos detectados. EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________ . De acuerdo a las acciones requeridas. instaladas en el ingreso de la bocatoma.Limpieza de las miras limnimétricas acrílicas.Eliminar la vegetación en el cauce del río. de acuerdo a las recomendaciones estipuladas en el presente documento. 28 . .Resane de fisuras. .Operar eventualmente las compuertas para verificarlas y mantenerlas en buenas condiciones de funcionamiento. en la zona de la bocatoma. juntas y abrasiones en el concreto.Remoción y eliminación de sedimentos acumulados en el fondo de la tubería. . aguas abajo. .Otras que se presenten y sean necesarias efectuar. aguas arriba. . si las hubiera.Limpiar la rejilla de gruesos en la captación. . se procederán a efectuar los trabajos respectivos en base a los diseños de resane y a las recomendaciones que se sugieran en base a las observaciones realizadas. Entre las labores de mantenimiento a efectuar. sea aguas arriba como aguas abajo. comprende todas aquellas tendientes a conservar el canal y sus obras en óptimas condiciones de funcionamiento. durante o después de producido los eventos naturales. . Dichos trabajos se efectuarán a intervalos regulares de tiempo. o los realizados por el hombre sobre las estructuras. . tenemos los siguientes: . b. .Colocar enrocado en los lugares que a simple vista se nota su ausencia.Poner protección anticorrosivo en las barandas y rejillas.Remoción y eliminación de sedimentos acumulados en el fondo del canal. y también según la necesidad surgida de acuerdo a la capacidad instalada.
evaluando y cuantificando los volúmenes que son evacuados a través del sistema de drenaje hacia el río Ponaza.Mantener limpias las losas de las pasarelas.Mantener limpia las miras. juntas y marcas de pintura. y demás objetos sumergidos que impidan un adecuado funcionamiento del canal. .Eliminación de objetos flotantes. durante el funcionamiento normal de los drenes.Mantenimiento y limpieza de los caminos de servicio.Mantener limpia las superficies de concreto. . c.Mantener limpia la superficie del revestimiento del canal para detectar el estado de las juntas.Reparar y reponer el revestimiento y/o enrocados de protección que se encuentren dañados. así como evitar que se coloquen tapas de tierra para represar el agua del dren. para efectuar correctamente las lecturas. pobladores y/o animales. La erosión y derrumbe de taludes se puede evitar vegetando los taludes en los tramos de alta filtración.Eliminación de escombros y residuos vegetales acumulados en la sección de ingreso de estos medidores. obstáculos colocados por los agricultores en las zonas cercanas de captación. Otro medio de protección es también utilizando enrocado. la acumulación de musgos de las paredes del medidor. como puede ser sembrando grass o maní forrajero que fija el suelo y lo refuerza. Durante la operación normal de los drenes se cuidará que no se abran tomas de agua de drenaje para riego. para visualizar el estado de la estructura.Reparar las juntas que se encuentren dañadas.Eliminar por medio de escobillas u otros. EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________ . que indican cotas y niveles.Reparación y reposición de los elementos dañados o sustraídos por transeúntes. el cual tiene un alto costo. . . . . Mantenimiento de drenes Está basada principalmente en la inspección diaria del comportamiento del dren y de todas sus estructuras conexas.Proteger las barandas y elementos metálicos contra la corrosión. . . etc.Limpieza y eliminación de vegetación de los taludes y bermas. El mantenimiento puede clasificarse en tres grupos: 29 . . . . .
para servir como camino de vigilancia y/o comunicación.Eliminación de sedimentos y re excavación Además de llevar a cabo el mantenimiento del sistema colector se ha tenido en consideración los siguientes aspectos: .Limpieza y eliminación de vegetación.Banco de escombros.Caminos de los colectores a uno o dos márgenes. con el fin de contar con un área donde depositar el material extraído del dren durante la limpieza. la que debe eliminarse constantemente y así no se pierda dicho camino. apoyados por el personal contratado para efectuar el mantenimiento. la cual no cuenta con material de rodadura. ya que estos no se encuentran completamente estabilizados. Se debe tener especial cuidado en eliminar la vegetación de la berma del camino de vigilancia. . interviniendo inmediatamente se detecten desperfectos o alteraciones para corregirlas y así evitar situaciones delicadas.En el dren: . es necesario una atención especial.  Actividades a realizar: Durante los primeros años de funcionamiento de los drenes y sus obras de arte. 30 . asimismo en el camino de servicio del dren deberá de ejecutarse la limpieza de la cunetas y así evitar encharcamientos de agua en la plataforma.Control de vegetación de los taludes . Los trabajos de mantenimiento de las obras civiles estarán a cargo de un profesional.Eliminación de objetos flotantes. . por lo tanto la observación e intervención previa al mantenimiento debe ser más estricta.Control de plantas acuáticas . tenemos los siguientes: . Entre las labores de mantenimiento a efectuar. por lo que crecerá vegetación. .Mantenimiento y limpieza de los caminos de servicios. que haya crecido en el fondo y taludes del dren. obstáculos colocados por los agricultores y demás objetos que impidan una adecuada evacuación del agua de drenaje. EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________ .
1. . en este caso el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM) a la Dirección Regional de Agricultura a través de una acta y ésta a la vez hará transferencia de la responsabilidad de O&M a la “Comisión de Usuarios de Agua Ponaza” (CUAP). la responsabilidad de operación es netamente de la Comisión de Usuarios de Agua Ponaza.Bellavista.Mantener limpia las superficies de concreto. para visualizar el estado de la estructura. pasarelas. . será entregada por parte de la entidad ejecutora.Mantener limpia de sedimentos y vegetación la poza disipadora de las caídas que están ubicadas a lo largo de los drenes.Eliminar la vegetación que dificulte la salida del agua hacia el dren en las entregas entubadas. etc. transeúntes.4. Con respecto a la Operación y Mantenimiento del sistema de riego Ponaza.Efectuar las reparaciones del concreto y juntas en las obras de arte. acueductos. según la JUHC. Esta Comisión nueva.Reparación y reposición del enrocado de protección (gaviones) dañado o que haya sido sustraído por pobladores. El Sistema de riego una vez concluida su construcción y probada su funcionamiento. mientras que el mantenimiento estará a cargo de la JUHC la parte de la 31 . se afiliará a la Junta de Usuarios Huallaga Central (JUHC) para que la incorporen como una nueva organización de regantes y organicen la parte administrativa para el cobro de la tarifa de agua del valle del Pozana. según el tipo de función que cumpla la estructura. juntas. cuando éstas se hayan dañado. . . que sirven para conducir agua de riego o drenaje.3 Responsabilidades en cuanto a Operación y Mantenimiento. . EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________ . etc.Mantener limpio los ductos (alcantarillas. también con una acta. y mantener libre de obstrucciones los tubos. etc.En las obras de arte: .). la misma que para ese momento ya se habrá constituido formalmente. con la resolución de reconocimiento por parte de la Autoridad Local de Aguas. bajo la supervisión de la JUCH y asesoramiento de la Autoridad Local de Aguas (ALA) .
13 100. etc. por campaña. (lo denominan infraestructura menor).93 64. EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________ Bocatoma y el Canal principal (lo que consideran por cuestiones administrativas como infraestructura mayor). 1. 76.13/Ha. mantenimiento de la infraestructura de riego. cobranza de la tarifa de agua. mientras que el 35. según la JUHC por cuestiones administrativas y acuerdo de asamblea de socios. el resto de infraestructura (laterales. la tarifa es única y no diferenciada.000 m3. etc.13 y es cifra única para todos sus sistemas de riego. compuertas. Pero es necesario resaltar. la misma que se encarga de hacer mantenimiento de la bocatoma y el canal principal (a lo que ellos llaman infraestructura mayor)./Campaña (2 campañas por año). es de S/. que el monto indicado líneas arriba está calculado para el cultivo de arroz. De los S/. que usa 15. según el Plan Operativo año 2012 de la Junta de Usuarios del Huallaga Central. 76. drenes. el 64.3% (S/. tenemos 32 .4.27% TARIFA POR USO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MENOR S/. Si calculamos el costo de agua.4 Presupuesto de Operación y Mantenimiento El monto asignado para la Operación y Mantenimiento (O y M). 76. Para el sistema de irrigación Ponaza se debe considerar el mismo monto. la gestión de proyectos.73% Total S/. En la tarifa está incluida el costo de O y M de la infraestructura hidráulica mayor y menor con los siguientes montos: Cuadro Nº 06: Costo de tarifa por uso de infraestructura de riego Detalle Valor % TARIFA POR USO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR S/. para cubrir los gastos administrativos de la organización y operativos para operar la bocatoma y hacer el mantenimiento de los canales laterales.20 35. es decir que el nuevo sistema de riego del Ponaza tendría que tomar como referencia este monto.). compuertas. 48. 27. estará a cargo de la CUAP. la misma que tiene que coordinar estrechamente con la ALA y la JUHC para el desarrollo de actividades de capacitación.20) ingresa a la Comisión de Usuarios de Agua.00% Fuente: Junta de Usuarios Huallaga Central. 27. etc. drenes.7% (S/. 48.93) ingresa a la Junta de Usuarios.
55%)..20/Ha. de canal principal (18% de tramo revestido.. que les permita socorrer en casos de emergencias los daños que se presenten en su sistema de riego.8% es para bienes y servicios.11 Obligaciones del empleador 2.2 Gastos de capital 24. el resto sin revestir).0. mas de 49 Km. etc. drenes. De todo su presupuesto anual.25 % es para invertir en el mejoramiento de su sistema de riego.7% se gasta en pago de personal de la Comisión de Regantes. que este mismo monto se cobra para administrar.54 2. el 42.1 Personal y Obligaciones 42. Cuadro Nº 07: Porcentaje presupuestal a nivel de partidas Irrigación Sisa - 2012 GENERICAS Y ESPECIFICAS % 2 Gastos corrientes 2. Es necesario señalar.1 Personal y Obligaciones 26.8 Servicio de la deuda 3. EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________ que el costo de operación y mantenimiento cuesta S/.3. laterales.74 2.25 Inversiones 21.1. el 29.21 Total de egresos presupuestado 100.200 Has por año.19 Gastos variables y ocasionales 13.0050753/m3/campaña/Ha. generar proyectos y crear un fondo de reserva (2.00 Fuente: Comisión de Usuarios Margen Izquierda Río Sisa. existe un 3. mantener y operar el Sistema de Riego margen izquierda del Río Sisa. el 24. que cuenta con una bocatoma. 33 .1. y que cuyos ingresos provienen del cobro de la tarifa (les corresponde S/.3 Bienes y Servicios 29.80 2./Campaña) de 7. compuertas. 27.70 Fondo de reserva (obras de contingencia) 2. Además.55 2. donde se van a instalar cultivos con menos demanda de agua que el arroz.79 2.2% del presupuesto que es dedicado al pago de deuda por un bien financiado o por algún préstamo adquirido. cifra que tendría que tomarse como referente para ser aplicado en el Valle del Ponaza.41 2.6.
3 11. el resto de presupuesto (56. 34 .7%) es para la operación y gestión de la Comisión de Regantes.44 15.2 11. casi la mitad del presupuesto (43.00 Fuente: Comisión de Usuarios Margen Izquierda Río Sisa. EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________ Cuadro Nº 08: Porcentaje presupuestal a nivel de asignaciones Irrigación Sisa .35 100.4 OBJETO DEL GASTO A NIVEL DE ASIGNACIONES Mantenimiento Total Operación de la Desarrollo de otras necesarios de infraestructura infraesctructura para la prestación infraestrcutura hidraúlica hidraúlica de servicio hidraúlica % 27.3%) está destinado a las labores de operación y mantenimiento. según el Cuadro Nº 9 en el Sistema de Riego Sisa para el año 2012.40 50.1 11. Por otro lado.81 6.2012 RUBROS 11.
Nº 001-2010-AG: Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos  Resolución Jefatural N° 546-2010-ANA: “Lineamientos para Determinar y Aprobar los Valores de las Tarifas para el Año 2011 por los Servicios de Suministro de Agua que Prestan los Operadores de Infraestructura Hidráulica”.  D. administración y la recuperación de la inversión pública empleada. por concepto de operación. conforme a ley.Tarifa por la utilización de la infraestructura hidráulica mayor y menor 187.Tarifa por la utilización de infraestructura hidráulica mayor y menor La tarifa por la utilización de infraestructura hidráulica mayor y menores el pago que el titular del derecho efectúa a la entidad pública a cargo de la infraestructura o la entidad que lo realice por delegación expresa de la primera. menciona en su artículo 187 lo siguiente: Artículo 187º.5 TARIFA DE AGUA 1. Según el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos aprobado con DS Nº 001-2010-AG.  Resolución Jefatural N° 801-2011-ANA: Precisa que el Reglamento de Operadores de Infraestructura Hidráulica entrará en vigencia a partir del 01 de enero del 2012 y que el valor de la tarifas para el servicio que prestan los Operadores de Infraestructura Hidráulica se establecerá de acuerdo a los lineamientos que dispone de Resolución Jefatural N° 546-2010-ANA. S. Según la Ley de Recursos Hídricos Nº 29338. teniendo como base legal lo siguiente:  Ley N° 29338: Ley de Recursos Hídricos.1 Base legal: Para de determinar la Tarifa de agua por una Junta de Usuarios tiene que argumentar normativamente. estipula en el artículo 93 lo siguiente: Artículo 93º..  Resolución Jefatural N° 492-2011-ANA: Aprueba el Reglamento de Operadores de Infraestructura Hidráulica.1 La Tarifa por la utilización de la infraestructura hidráulica mayor es el pago que efectúan los usuarios del agua u operadores de 35 . mantenimiento. EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________ 1. reposición..5.
.. los componentes de la tarifa de agua son los siguientes: Artículo 14º.2 La Tarifa por la utilización de la infraestructura hidráulica menor es el pago que efectúan los usuarios de agua para cubrir los costos de los servicios de operación y mantenimiento así como el desarrollo de dicha infraestructura.2 Componentes constituyentes de la tarifa de agua De acuerdo a la Resolución Jefatural Nº 546 – 2010 – ANA. 36 . permiso o autorización. mejorar las condiciones de dicho servicio y garantizar la sostenibilidad de los sistemas hidráulicos a cargo de las Juntas de Usuarios y los Proyectos Especiales. Tarifa por utilización de infraestructura hidráulica mayor. los usuarios beneficiarios de los servicios de suministro de agua que reciben de las Juntas de Usuarios y/o Proyecto Especiales.Finalidad del Régimen Tarifario Las Tarifas que se aprueben conforme con los lineamientos tienen por finalidad financiar los costos del servicio de suministro de agua. indistintamente de la actividad a la que se destina el uso del agua o la forma de otorgamiento del derecho de uso: licencia. indica la finalidad y obligación del pago de la Tarifa de Agua. b.Obligados al pago de tarifa El valor de las Tarifas se expresa en nuevos soles por metro cúbico de agua suministrada. en sus artículos 3 y 4 respectivamente: Artículo 3º.Recibo único por el uso del agua Las Juntas de Usuarios consignarán en el recibo único por el uso de agua de manera desagregada los importes que deben cancelar los usuarios finales por concepto de: a.5.. 1. Según Resolución Jefatural Nº 546 – 2010 – ANA. 187. Artículo 4º. EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________ infraestructura hidráulica menor para cubrir los costos de los servicios de operación y mantenimiento así como el desarrollo de infraestructura hidráulica mayor que efectúan los operadores de dicha infraestructura. Retribución económica por uso de agua. Están obligadas al pago.
1 La retribución económica por el uso del agua. que los usuarios deben pagar por el uso consuntivo o no consuntivo del agua.2 Los montos de recuperación de inversiones en infraestructura hidráulica son destinados a las entidades públicas o privadas que realizan la inversión. El Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos DS Nº 001-2010-AG. recuperación de inversiones y gestión de riesgos de la infraestructura hidráulica a cargo de los operadores de infraestructura hidráulica.. 37 . indica: Artículo 176º.. EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________ c. d.Destino de las tarifas por utilización de infraestructura hidráulica y recibo único por el uso del agua 190. mantenimiento. es la contraprestación económica. por ser dicho recurso natural patrimonio de la Nación. No constituye tributo.1 La Tarifa por la utilización de la infraestructura hidráulica mayor es el pago que efectúan los usuarios del agua u operadores de infraestructura hidráulica menor para cubrir los costos de los servicios de operación y mantenimiento así como el desarrollo de infraestructura hidráulica mayor que efectúan los operadores de dicha infraestructura. reposición.2 La Tarifa por la utilización de la infraestructura hidráulica menor es el pago que efectúan los usuarios de agua para cubrir los costos de los servicios de operación y mantenimiento así como el desarrollo de dicha infraestructura. 190. 187. Tarifa por utilización de infraestructura hidráulica menor.1 Las Tarifas por la utilización de la infraestructura hidráulica se destinan a cubrir los costos de operación. Artículo 190º.-Retribuciones económicas por el uso del agua 176. Artículo 187º. Aportes voluntarios.Tarifa por la utilización de la infraestructura hidráulica mayor y menor 187.
93) y al uso de infraestructura hidráulica menor (S/. 76. sus labores de operación y mantenimiento están priorizadas de acuerdo a su presupuesto anual que les asigna la JUHC (S/.4 El incumplimiento del pago de dicho recibo faculta al operador de infraestructura hidráulica a efectuar el corte del servicio del agua.000 m3.20/Ha.  Tomando como referencia el Sistema de Irrigación Margen Izquierda del Rio Sisa. existe un fondo de reserva que la JUHC separa para estos casos. 27. en la que estaría incluida la “Comisión de Usuarios de Agua Ponaza”. EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________ 190. 48.3 Propuesta de pago por Operación y Mantenimiento Para la labor de operación y mantenimiento del Sistema de Irrigación Ponaza. en caso de gastos urgentes adicionales se toca el fondo de reserva de la Comisión y de no cubrir los gastos se plantea una cuota extraordinaria.13/Ha. de agua/campaña. esto para el caso del cultivo de arroz que utiliza 15.que corresponde al pago por el uso de la infraestructura hidráulica mayor (S/./Campaña.3 La Autoridad Nacional del Agua aprueba el formato del recibo único por el uso del agua en el que se detallan los costos por el uso del agua a que está obligado el usuario./campaña). existen las cuotas 38 .  Para el caso de gastos adicionales que no están contemplados en su plan operativo o de emergencia. por tener el aval de la JUHC y por tener un peso social fuerte. por ser las referentes en su zona. incluyendo los aportes voluntarios que pudieran aprobarse por otros servicios.5. Los criterios para definir este pago son los siguientes:  La JUHC por acuerdo de asamblea general de los socios han acordado establecer una sola tarifa para todas sus comisiones de usuarios de agua. 27. 1. además.  El Sistema de Irrigación Ponaza es nuevo.20). el pago que van a proponer en asamblea general va a ser el mismo que las demás comisiones pagan. 190. se considerael mismo valor de pago que hacen todas las comisiones de usuarios de agua a la Junta de Usuarios del Huallaga Central – Bellavista. es decir el monto seria de S/. la organización de usuarios de agua también.
118 25 24. haciéndolo al pago más abultado que las demás comisiones.374 60 519. firmado entre el GRSM.563 108 427.081.0050753/m3. EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________ extraordinarias que bajo un buen sustento son aprobadas en asamblea general.555 421 Fuente: Elaboración propia 39 .158 64 1. teniendo en cuenta la distribución actual de la tierra. hasta la fecha se han saneado 672 parcelas a 421 productores en todo el ámbito del sistema de Riego Ponaza.991 19 96. en uno de sus puntos solicitan a PROCEJA y PEHCBM elaborar una propuesta de subvención para pequeños productores que cuenten con un área máxima de 5 Has. Aplicación de subvención: Según el Acuerdo Separado al Contrato de Préstamo y de Ejecución del Proyecto de Irrigación Ponaza.5. que usa aproximadamente 15.396 43 71.428 138 Sector 2 419.699 121 Sector 4 317. dato que se debe tomar en cuenta para hacer el análisis de tamaños de predios que serán sujetos de la subvención.312 59 757. el KfW y el MEF.  Al pago de la tarifa.956 11 58.55 259 2. Según PROCEJA – Área de Saneamiento Físico Legal y Titulación de Tierras.081.940 27 40. lo que genera un costo de S/.300 32 377.21 118 164. Cuadro Nº 09: Superficie de propiedad por familia por sectores SECTOR Parcelas > 5 Has Parcelas 3 a 5 Has Parcelas < 3 Has TOTAL N° Has Usuarios Has Usuarios Has Usuarios Has Usuarios Sector 1 324.741 7 35. de agua.  El pago de los S/. dato de referencia que tendría que usarse para el cálculo de la tarifa con cultivos que utilizan menos cantidad de agua para riego y que lógicamente el costo de la tarifa tendría que ser menor. 0.4 Propuesta de pago por Recuperación de Inversión (amortización) a. se tendrá que agregar un monto adicional correspondiente al pago de amortización del préstamo por todos los años que se programe la deuda. por operación y mantenimiento de la infraestructura de riego es para el cultivo de arroz. el 2 de marzo del 2011.276 23 26.270 98 Sector 3 589.589 7 76.13/Ha. de agua (según recibo de tarifa de la JUHC)./Campaña (5 meses).000 m3. 76.. 1.56 Has. que hacen un total de 2. (100% del área de riego).28 44 266.644.
.569 1.823 Interes 1.155 1.201 18.771 14.005 2.516  Superficie: 2.823 Amortización 773 850 935 1..132 1.781 1.746 1.321 11.999. EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________ Del presente cuadro.206 18. 16.005 2. y solo el 21% (303 propietarios) están fraccionados en áreas de menos de 5 Has.548 10.837 1.005 2.016 17.005 2.243 13.507 1.082 hectáreas  Costo por hectárea sin subvención: S/.342 Amortización -1.370 1. / hectárea El cálculo de la cuota por recuperación se presenta en el cuadro siguiente: Cuadro Nº 10: Cálculo de cuota por recuperación por hectárea Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Capital adeudado 16.697 9.005 2.005 2. 33.445 16.024 Amortización 298 328 361 397 436 480 528 581 639 703 Interes 1.005 2.812 17.820 1.633 1.734 Cuota sin subvención 501 1.005 2.773 16.366 1.005 2. los cuales teóricamente serian los beneficiarios de la subvención.005 Cuota con subvención 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 En el cuadro Nº 11. que es la mayoría 303 propietarios (72%) cuentan con parcelas de menos de 5 Has.232 1.525 1.330 17.663 13.245 1.762 8.759 1.480 1.601 6. ….005 2.005 2.071 16.733 7.707 1. el 79% (118 propietarios) están ocupados por usuarios con más de 5 Has.852 1.330  Periodo de devolución: 30 años  Tasa de interés anual: …%  Cuota anual constante: S/.005 2.005 Cuota con subvención 100 201 301 401 401 401 401 401 401 401 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 Capital adeudado 17. deducimos que de los 421 dueños de parcelas identificados.356 4.677 1.252 14. 118familias (28%) tienen parcelas con más de 5 Has.802 1. y el resto.821 1.645 1.987 3.005 2.424 1.029 1.085 15.005 Cuota con subvención 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 Año 21 Año 22 Año 23 Año 24 Año 25 Año 26 Año 27 Año 28 Año 29 Año 30 Capital adeudado 12.132 -744 -317 153 168 185 204 224 246 271 Interes 1.005 2.369 18.477 1.005 2.462 18.608 1.005 2. se presenta una estimación de los montos totales de recuperación para las dos clases de predios.302 Cuota sin subvención 2.005 2.688 15.070 976 873 760 636 499 348 182 Cuota sin subvención 2.005 2.005 2.588 17.005 2.005 2.003 1.522 18. Si analizamos a nivel de área. 40 .504 2.657 1. Las tarifas por recuperación de inversión se establecen aplicando los siguientes parámetros de pago:  Costo de inversión en obras: S/.005 2.005 2.005 2.
 Los productores sujetos a la subvención propuesta.  El dueño de la parcela a ser subvencionadadebe ser conductor permanente de su parcela y residirdentro del Valle del Ponaza.503.266 2. 41 .503. por hectárea Con subvención 880 3.  Toda área a ser subvencionada tiene que estar titulada e inscrita como área de riego en la organización de usuarios de agua del Ponaza.330 19.  Crear en asamblea general de socios una comisión de evaluación y aprobación de dicha subvención. lo cual debe acreditarlo con un certificado domiciliario emitido por la autoridad local. S/. Algunos criterios para subvención:  Subvencionar el pago del 80% del costo de la construcción del Sistema de Irrigación Ponaza.874. religión u otro rasgo social para acceder a este beneficio. la utilidad mensual es de aprox.923 Total 2082 22. En el proceso de cobranza se aplicará una tasa de interés suficiente para mantener el valor de la inversión. 1. genera utilidad suficiente para poder pagar el 100% del préstamo (en caso del arroz con 5 Has. pueden tener 2 o más parcelas.  Se asume que un productor con más de 5 Has.042 El monto de S/. 22. a todos aquellos productores que cuenten con un área de riego de hasta 5 Has.667/mes).119 Sin subvención 1202 16.  No hay discriminación por sexo. EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________ Cuadro Nº 11: Monto de inversión por recuperarse Superficie Monto debido Clases de predios Monto total (hectáreas) S/. raza. integrada por directivos y/o representantes de COPROCIP y/o organización de regantes. PROCEJA y PEHCBM. pero la suma de las áreas de riego subvencionadas no exceda las 5 Has.042 se recupera durante un periodo de 30 años. de cultivo bajo riego.628.
hay que tener al 100% definido la cantidad de usuarios y los que van a ser subvencionados. se sugiere que se efectué un trabajo de consultoría para analizar con más detalle y elaborar los criterios y la propuesta de subvención. faenas. multas. como también el número de parcelas en todo el ámbito del sistema de riego Ponaza. el mismo que podría efectuarse en el tiempo paralelo a la construcción del sistema de riego Ponaza. financiado bajo un préstamo por la KfW y una contrapartida nacional.  Aquellas parcelas que sean vendidas tienen los mismos derechos de subvención. siempre y cuando los propietarioshabiten permanentemente dentro del ámbito del Valle del Ponaza y cumplan con las condiciones antes mencionadas.) que ésta haya programado. cifra que debe ser recuperada bajo un propuesta técnica – económica concertada entre los beneficiarios y el ente responsable de canalizar el financiamiento. cuyo monto asciende a 33`999. EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________  Los productores beneficiarios de la subvención deben pertenecer a la organización de regantes del Ponaza y estar al día en sus compromisos (pagos de tarifas. durante este proceso se tiene que ir acondicionando el terreno y preparando al agricultor técnicamente para hacer rentable a sus cultivos y recuperar en cierta manera la inversión por el acondicionamiento de 42 .516 millones de soles. con la información completa. En esta propuesta debe estar incluido un periodo inicial de pago escalonado. Propuesta totalizador para la recuperación de inversión Con respecto a la recuperación del costo de inversión en la Construcción de Sistema de Riego Ponaza. b. Para definir este tema. en tal sentido. habría que profundizar a través de un estudio más concienzudo el aspecto agro socio económico de los beneficiarios a subvencionar.  Periodo de pago escalonado: Inmediatamente después de probar el funcionamiento del sistema de riego. reuniones. etc. tiene que empezar a operar dicho sistema e impartir agua de riego a todas las áreas propuestas para este beneficio.
debe ser depositado por la organización de usuarios en una cuenta corriente. como también bajo las condiciones del Contrato de Préstamo y de Ejecución del Proyecto Construcción del Sistema de Irrigación Ponaza. tiempo que debe considerarse como periodo de pago escalonado para el préstamo para la construcción del Sistema de Riego Ponaza. de riego y los 421 familias beneficiarias. dicha organización alcanzará al PEHCBM un informe económico detallando los pagos y adjuntandolos vauchers de depósito. que corresponde al pago por amortización de préstamo. que el GORESAM previa autorización del MEF (responsable de los fondos del tesoro público) debe aperturar.56 Has. tomando como base las 2. El acuerdo del monto de pago aprobado.El sistema de interés simple se caracteriza por el hecho de que los intereses producidos por el capital en el período no se acumulan al mismo para generar intereses en el próximo período Tasa % Plazo en días Interés = CapitalX _______X _______ 100 365 La propuesta y los acuerdos de pago tienen que estar enmarcadas bajo los lineamientos del Convenio de Cooperación Financiera entre el Gobierno de la República Federal de Alemania y el Gobierno de la República del Perú. Interés simple. dicho pago se convierte en integrante de la tarifa de agua. EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________ las áreas de cultivo que lo asume el propio agricultor. todo esto proceso en promedio demora 2 años. después del depósito. 43 .. Este monto.081.  Propuesta de pago: La propuesta de pago debe estar regida bajo la aplicación del interés simple. tendría que ejecutarse con un periodo inicial de pago escalonado de 3 años de haber recepcionado la obra del Sistema de Riego Ponaza la organización de usuarios de agua.
montos de pago. calculada y aprobada en asamblea general es de S/. los plazos. Asimismo. por ejemplo: cuantos beneficiarios del sistema de riego Ponaza tenemos. el 60. en este caso el PEHCBM. puesto que este tema tiene un peso social y de cultura de pago. le asignan un volumen de 15. Por otro lado. el 33.16/Ha.000 m3. etc.29% es el pago por el uso de la infraestructura mayor e ingresa directamente a la Junta de Usuarios Huallaga Central. 0. tienen que ser validadas en asambleas generales y después de ser aprobadas. existen ampliaciones presupuestales. el 5. interés. etc. puesto que. el responsable de ejecutar el componente II tiene que evaluar la capacidad y voluntad de pago del usuario de agua y formular una propuesta de subvención. apertura de cuenta. que para ejecutar la recuperación del préstamo. donde se definirá la modalidad de pago.51% del total de la tarifa es el pago por el uso de la infraestructura menor e ingresa a la Comisión de Usuarios de agua. Del monto de la tarifa. los compromisos de las partes. por campaña (5 meses). a fin de dar cumplimiento al acuerdo.62% del monto de la tarifa que ingresa a la Junta Nacional de Usuarios de Agua. EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________ Es importante señalar. cobro de mora por pagos atrasados. de agua de S/. se firma un acuerdo de pago entre la organización de usuarios de agua del Ponaza y la unidad ejecutora. Por estos casos. que para esto se necesitan varias reuniones. 81. las propuestas de recuperación que se planteen. cuantos van a ser sujetos de la subvención y cuanto es el costo real de la obra. 1. consideran un costo por m3./Campaña. según el Plan Operativo 2012 de la Junta de Usuarios del Huallaga Central.5.00541 y en caso de cultivar arroz.58% ingresa al estado como retribución económica y existe un 0. a continuación se detalla mejor estas cifras: 44 .5 Tarifa preliminar de agua consensuada con JUHC La tarifa actual que rige en el ámbito del Huallaga Central y que abarca al Valle del Ponaza. necesitamos contar con información completa y exacta. /Ha.
EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________ Cuadro Nº 12: Componentes de la tarifa y su valor Detalle Valor % Costo/ m3 (S/. 27.58% TARIFA POR USO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR S/. el costo de la Tarifa del año 2011 se mantiene igual para el año 2012 (S/.) 81. a este monto de la tarifa se le tiene que agregar el pago de amortización del préstamo. debe contener el total de los Ingresos y gastos contemplados para el año calendario. 48.16 100% RETRIBUCION ECONOMICA S/. Empiezan haciendo un listado de actividades prioritarias (operación y mantenimiento) en todo el ámbito de la Junta que tienen para el año siguiente y cuantifican el costo. Asimismo. el costo de la tarifa según la JUHC será lo mismo.29% TARIFA POR USO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MENOR S/. según la JUHC aplican algunos criterios adicionales para definir la tarifa de agua:  El Presupuesto de la Junta de Usuarios debe ser equilibrado. es más.50 0. no habiendo variación por decisiones de asamblea.cultivo de arroz (m3) 15000 Costo de la Tarifa (S/. 4. lo que haría la diferencia con las demás comisiones de usuarios de agua. a este monto le agregan la retribución económica y el aporte a la Junta Nacional de Usuarios. 81.93 60. 45 . 0. salvo ampliaciones y modificaciones que sean aprobados por laAsamblea General.51% APORTE VOLUNTARIO JNUDRP S/.) 0. y eso el costo de operación y mantenimiento de infraestructura mayor y menor. entre los ingresos y egresos.  El Presupuesto de la Junta de Usuarios. luego lo dividen por Ha./campaña .62% Fuente: Junta de Usuarios Huallaga Central Es necesario señalar que el costo de la tarifa tiene algún peso social.16). porque consideran el criterio de mantener una tarifa única en toda el ámbito de la Junta. lo determinan en asamblea general de socios. estando prohibido gastos sin el financiamiento correspondiente y/o sin estar Presupuestado.00541067 Volumen/Ha. determinando de esta forma el costo de la tarifa de agua.53 5. Para el caso del Sistema de Riego Ponaza.20 33.
sabiendo que la mayoría del área de riego en el Valle el Ponaza está planificada para la instalación de cultivos que usan menos volumen de agua por campaña (maíz.. 1.000 m3. Compromiso de cobranza. 46 . 0. cuya fuente de financiamiento será la Tarifa por uso de agua superficial con fines agrarios y otros ingresos.  El Presupuesto de la Junta de Usuarios tiene una vigencia anual y coincide con el año calendario.00541067/m3.. cuyo costo del agua es deS/. cumplan con las obligaciones que señala la Ley de Recursos Hídricos y su reglamento y demás disposiciones jurídicas vigentes vinculadas al recurso agua. como también asegurar que con dicha tarifa cubra los costos de Operación y Mantenimiento de indicado sistema de riego.Según el Reglamento de Organización y Función de la Junta de Usuarios Huallaga Central. así como el estricto cumplimiento del pago de la Tarifa y Cuotas. todo el cálculo de pago de la tarifa de agua está hecho en base al volumen de agua que necesita el cultivo de arroz (para Bellavista 15./Ha.) que el arroz. dando conformidad a este compromiso con un documento firmado por su presidente (ver anexos). En tal sentido. como una de sus funciones dice: Vigilar que las organizaciones de usos agrarios y no agrarios que la integran. no existe referencia de pagos para otros cultivos. En la Región San Martín.6 Compromiso de JUHC para cobrar tarifa de agua: a. EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________  El Presupuesto debe mostrar en detalle los Egresos. cacao. soya.5. y permita que las organizaciones de usuarios como la Comisión de usuarios Ponaza y la JUHC operen adecuadamente. debe tomar como referente los cálculos y criterios de la JUHC./campaña). etc. para el nuevo sistema de riego Ponaza la JUHC se compromete a cobrar la tarifa de agua. Enero – Diciembre. a través de una Comisión de Usuarios de Agua legalmente constituida y un sistema de riego en funcionamiento. La tarifa de agua que se cobre para el Sistema de Riego Ponaza y que se debe definir en el tiempo paralelo a la construcción de la infraestructura de riego.
su finalidad de constitución organizativa no permite firmar compromisos que no están a su alcance.  En caso de aquellos socios que no están al día con el pago de sus obligaciones por el uso del agua de riego (inhábiles). PEHCBM. simplemente no se autoriza el turno para un nuevo riego y el Tomero es el encargado de cumplir esta orden hasta que habiliten su condición de socio.5. se recurrirá a la ALA y otras autoridades de la ley. GRSM y KfW a gestionar y facilitar el desarrollo del Proyecto “Construcción del Sistema de Irrigación Ponaza”. Para que este socio. debido a que no existe ninguna infraestructura de riego. que tiene que definirse durante asamblea extraordinaria en el reglamento interno de la organización. es que la JUHC asume la responsabilidad formalmente bajo documento de 47 . en tal sentido. tendría que pagar una multa o cumplir una sanción.  En caso de que los socios inhábiles tomen medidas por la fuerza para acceder al servicio del agua de riego. previa coordinación con presidente de la Comisión y/o responsable de la operación y mantenimiento del sistema de riego. se tiene que plasmar en su reglamento interno que tiene que elaborar la Comisión de regantes después que se formalice.Como medidas coercitivas para que los usuarios inconscientes paguen la tarifa de agua. pero aquí damos algunos alcances que se puede tener en cuenta:  El Tomero de la Comisión de Usuarios de Agua. es el encargado de distribuir agua a todas aquellas personas que la solicitan y están hábiles para acceder al turno de riego. por este hecho. la organización de regantes se constituye una vez que se tenga una infraestructura de riego en operación. Según la ALA. pueda acceder al turno de riego.. 1. solo se ha formado un Comité de Gestión(COPROCIP) para apoyar al equipo técnico de PROCEJA. EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________ b. después de la conciliación judicial.7 Compromiso de la organización de usuario para exigir el pago de tarifa de agua: Actualmente en el Valle del Ponaza no existe ninguna organización de regantes. Medidas coercitivas para el cobro de tarifa. para que evalúen el caso e impongan justicia.
para lo cualdeben contar con una capacidad operativa mínima. programar y ejecutar capacitaciones. Esta organización. hacerse cargo de cobrar la tarifa de agua del ámbito del Valle del Ponaza. debe estar preparada para realizar actividades de operación y mantenimiento de la infraestructura de riego y de distribución del agua. etc. 48 . hacer presencia en los turnos de riego. gestionar proyectos agrícolas. de modo que les permita coordinar lasactividades diarias. coordinar con otras instituciones sobre aspectos técnicos y legales del agua de riego . EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________ compromiso. hasta que la Organización de Regantes se formalice.. cobrar la tarifa de agua.
y refrendada por el Acuerdo Regional Nº 055-2010-GRSM/CR. para dar cumplimiento a lo dispuesto en la décima sexta disposición complementaria y transitoria a la ley Nº 28563. para el financiamiento del Programa de Desarrollo Agroambiental en la Ceja de Selva (PROCEJA) – Componente de Riego. firmada en la ciudad de Tarapoto el 24 de noviembre del 2010. EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________ 1.6. 1.3 millones.3 millones. quien a través de su órgano legislativo ysus unidades ejecutoras como el PEHCBM y el PROCEJA. de acuerdo al expediente sustentatorio presentado. ha creado las condiciones para realizar los estudios técnicos y captar el financiamiento para la ejecución del proyecto de inversión pública “Construcción del Sistema de Irrigación Ponaza”. con código SNIP Nº 2132 y en aporte de contrapartida nacional hasta un equivalente a S/.1 Préstamo internacional y su garantía de devolución: Según el acta extraordinaria del Consejo Regional de San Martín. para el financiamiento del Programa de Desarrollo Agroambiental en la Ceja de Selva (PROCEJA). suscrito entre el Gobierno Regional de San Martín y la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) . y comocontrapartida nacional a través del Gobierno Regional de San Martín un equivalente a S/. de fecha 25 de Octubre del 2010. por un monto de EUR 5.6 COMPROMISOS DEL GORESAM: Cabe señalar.184 de nuevo soles. producto de las exoneraciones tributarias.184 de nuevo soles. aprobaron lo siguiente:  Primero: Dejar sin efecto el acuerdo Nº 053-2010-GRSM/CR. 19`451. 19`451.  Tercero: Autorizar la modificación del contrato de Fideicomiso. Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento y sus modificatorias.  Segundo: Aprobar el compromiso del Gobierno Regional de San Martín de asumir el pago del préstamo del KfW hasta por EUR 5. para financiar parcialmente el Proyecto “Construcción del Sistema Irrigación Ponaza”. que serán destinados para financiar el proyecto denominado “Construcción del sistema de Irrigación Ponaza” – Distrito de Tingo de Ponaza – Provincia de Picota – Departamento de San Martín.lo cual cuenta actualmente con un presupuesto proveniente de Operaciones de Endeudamiento Externo entre la República del Perú y el KfW. folio 00129. con la 49 . que la entidad impulsora para que el Proyecto del Sistema de Irrigación Ponaza se desarrolle es el Gobierno Regional de San Martín.
1.29.29. Específicamente para este proyecto como aporte nacional a través del Gobierno Regional San Martín.  Sexto: Encargar al órgano ejecutivo del Gobierno Regional de San Martín – Gerencia General Regional. que equivale a S/. contribuirá con la diferencia del proyecto (52. y que en moneda nacional equivale a S/.448 (47.  Cuarto: Autorizar la transferencia de dominio fiduciario de los recursos presentes y futuros provenientes del Convenio de Fideicomiso suscrito con COFIDE. disponga las acciones necesarias para dar cumplimiento al presente acuerdo.981.9%). para garantizar la operación de endeudamiento externo correspondiente al mencionado programa. quienes para ese momento estarán organizados y representados a través de una Comisión de Regantes. será analizado y sometido a diferentes planteamientos. a través del PIP con código SNIP 2132. fuente de recursos ordinarios. monto que está siendo gestionado actualmente ante el MEF.  Quinto: Autorizar al Presidente del Gobierno Regional de San Martín a suscribir todos los instrumentos de gestión intra e interinstitucional. y cualquier otra documentación necesaria.3 millones de euros es financiado por la KfW.1%). con la finalidad de definir su devolución por parte de los beneficiarios del proyecto.6. 21`239. EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________ finalidad de garantizar la atención del servicio de la deuda del préstamo del KfW a que se refiere en el punto anterior. 18`879. que sean asignados a favor del Gobierno Regional de San Martín para asegurar los recursos para el pago del endeudamiento externo referido al segundo punto del presente acuerdo. 50 . 40`119. de los cuales 5. Todo el costo del proyecto.2 Aporte en Recursos Ordinarios y su recuperación: El costo total del proyecto para la construcción del Sistema de Riego Ponaza es de S/. incluido el Convenio de traspaso de recursos a que se refiere la parte considerativa de este Acuerdo Regional. documentos contractuales.429. a un interés del 2% anual.
1 Sensibilización Psicosocial: Autoestima.1 Objetivo: El Componente II: Conformación de la Organización de Usuarios consiste en el desarrollo de diversas actividades con el objetivo de sensibilizar a los beneficiarios para que conformen sus organizaciones de usuarios de agua de riego. se prevé el equipamiento básico de la futura organización que se constituyan en el sistema de riego Ponaza.2 Metas: Las metas esperadas con la ejecución de este componente son las siguientes: Metas de Irrigación Ponaza Medios verificables 4 Comités de usuarios de usuarios y 1 Actas de reuniones. son los siguientes: 2. y que se realizaran en cada uno de los 4 sectores identificados. será coordinado estrechamente con personal de PROCEJA el que por responsabilidad técnica se recomienda disponer de un coordinador técnico. que no solo estará a cargo de este componente sino también de los componentes III y IV del Proyecto Irrigación Ponaza.3 Actividades y metodología: Los temas de capacitación que exigen el apoyo directo por parte del PEHCBM. CONTENIDO: 2. EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________ II.3. y cumplan sus deberes y derechos para con estas (pago de la tarifa de agua. mora menor a 5% 2. 2. padrón de usuarios y resolución de reconocimiento del Comisión de usuarios constituidos y en ALA actividad Sistema de riego en plena operación Listas de distribución de agua. y adecuada gestión de la misma). Liderazgo y Género: Capacitación formal dirigida a revalorar las actitudes de los productores 51 . operación y mantenimiento del sistema de riego. para la mejor operación y cumplimiento de sus funciones. apoyada por la Consultoría de Apoyo y Supervisión (CAS). en participación y convenio con instituciones especializadas. Asimismo. Todo el accionar correspondiente a este componente que será ejecutado por el PEHCBM. informes de tomeros Operación de las obras según Manuales de operación entregados Mantenimiento adecuado de las obras Plan de mantenimiento de JUHC y Comisión hidráulicas Informes técnicos de Departamento de mantenimiento de JUHC Buen estado de las obras Cumplimiento del pago de tarifa de agua y Estados financieros del proyecto Ponaza de la Comisión y JUHC recuperación de inversión. fortalezcan estas organizaciones.
Las iniciativas encaminadas a superar la pobreza y reducir el hambre en el mundo giran cada vez más en torno al papel central de la mujer en el desarrollo económico y social. A partir del 2do año y anualmente. 52 . 1 evento en cada uno de los 4 sectores el 2do trimestre del 1er año. más posibilidades tendrá para involucrarse activamente en las decisiones que afectan a su comunidad y su región. y que incluyen los siguientes temas:  Autoestima. mediante 1 evento en cada uno de los 4 sectores el 3er trimestre del 1er año.trimestre de cada año.  Género.La formación de los líderes juveniles es muy importante ya que mientras más herramientas tenga un joven a su disposición. Capacitación formal dirigida a constituir los Comités y la Comisión de Usuarios de Aguas de Riego mediante eventos anuales que se llevaran a cabo en cada uno de los sectores propuestos dentro del Planteamiento Hidráulico del Ponaza. Previa reunión de sensibilización. 1 evento anual en cada uno de los 4 sectores el 2do trimestre del 2do. 2. se formularan los planes de trabajo para el siguiente año. que vale la pena ser agricultor y de que son capaces y afirmarlo como tal.  Constitución de la Comisión de Usuarios. EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________ del Ponaza mediante eventos anuales que se llevaran a cabo en cada uno de los sectores propuestos dentro del Planteamiento Hidráulico a partir del 2do. Pretende que los productores sepan lo valiosos son.  Formación de líderes jóvenes. mediante 1 evento en cada uno de los 4 sectores el 4to trimestre del año. implica respetarse a sí mismo y enseñar a los demás a hacerlo. que incluyen los siguientes sub componentes:  Constitución de los Comités. se elaborara el padrón de usuarios y se elegirá a los directivos de los comités.La igualdad de género no sólo es un objetivo en sí mismo.2 Fortalecimiento a la organización de usuarios de Agua de Riego. Previa reunión para formulación de los estatutos y su aprobación. sino que también se reconoce como un medio esencial para alcanzar todos los demás objetivos de desarrollo. 1 evento anual en cada uno de los 4 sectores el 3er trimestre del 2do año.3. mediante 1 evento general de los 4 sectores el 4to trimestre del 1er año.
subsecuentemente después del anterior. se realizara 1 evento anual en cada uno de los 4 sectores el 4to trimestre del 2do y 3er año con la finalidad de concientizar y estimular a los usuarios respecto al valor económico del agua de riego y el pago de la tarifa.  Divulgación y explicación del monto de pago por devolución del Préstamo. se procederá a la juramentación de los directivos elegidos.3. mediante eventos anuales que se llevaran a cabo en cada uno de los sectores propuestos dentro del Planteamiento Hidráulico y que incluyen los siguientes temas:  Sensibilización sobre el pago de la tarifa de agua. 2. se formularan los planes de trabajo para el siguiente año. que incluyen los siguientes temas:  Elaboración y aprobación del Plan de O&M en los Comités constituidos. 2. a través de 2 eventos el 3er trimestre del 2do año.  Elaboración y aprobación del Plan de O&M en la Comisión constituida. 1 evento anual en cada uno de los 4 sectores el 1er trimestre del 2do y 3er año.3. EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________ formalización ante la Autoridad Local de Aguas e inscripción en los Registros Públicos y SUNAT. A partir del 2do año y anualmente.por ser la operación y mantenimiento de la infraestructura de riego 53 .  Capacitación en Operación y Mantenimiento (Comisión). 1 evento anual (los 4 sectores en conjunto) el 4to trimestre del 2do y 3er año.4 Operación y Mantenimiento del Sistema de Riego Capacitación formal dirigida a la formulación de planes de operación y mantenimiento (O&M) y su operatividad en cada sector propuesto. 1 evento anual (los 4 sectores en conjunto) el 1er trimestre del 2do y 3er año. Mediante 1 evento el 1er trimestre del 2do año se elaborara el reglamento interno de la Comisión y de los Comités. dirigido a todos los usuarios. mediante 1 evento general de los 4 sectores el 4to trimestre del año. En un evento subsecuente se aprobara dicho reglamento interno.3 Tarifa de Agua Capacitación formal orientada para el cambio de actitudes de los productores frente al cumplimiento de sus deberes como usuarios de agua de riego.
 La importancia de las fajas marginales. orientado a sensibilizar a los usuarios sobre sus responsabilidades y obligaciones en el manejo y la preservación del sistema de riego. Contabilidad y Aporte Comunal.  Manejo contable y financiero. para los 4 sectores en conjunto.  Legislación y normatividad sobre el agua. esta función debe tener la orientación e importancia debida para todos los que anhelamos que la gestión del agua sea cada día más eficiente. Capacitación formal orientada a que los líderes de los productores conozcan sus deberes y funciones para con la organización que están constituyendo.  Edición y difusión del Plan de O&M a través de 700 ejemplares que se distribuirán entre los usuarios del Ponaza.  Motivación para elAporte comunal en mantenimiento de infraestructura. dirigido especialmente a los directivos de la Comisión de Usuarios de Agua. incluye los siguientes temas:  Funciones de los directivos (Comités y Comisión).6 Fortalecimiento de la Comisión y Comités de Usuarios de agua. 1 evento en cada sector el 2do año orientado a sensibilizar a los usuarios sobre la importancia de los recursos hídricos y su apropiada gestión para una adecuada conservación de la cuenca. incluye los siguientes temas:  Gestión Integral de Recursos Hídricos. 1 evento anual el 2do y 3er año. 1 evento en cada sector el 3er año orientado a sensibilizar a los usuarios en la participación de faenas comunales para el mantenimiento de la infraestructura de riego. dirigido a los Comités de Usuarios. 2.5 Normatividad sobre los recursos hídricos. Eventos de capacitación formal orientada a fortalecer las capacidades de los dirigentes de las organizaciones de Usuarios.permitiéndose con ello lograr que la actividad agraria mejore en la medida que se optime esta gestión. dirigido a la Comisión de 54 . EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________ responsabilidad vital de las organizaciones de usuarios.3.3. para los 4 sectores en conjunto.  Deberes y derechos de los usuarios de agua. 1 evento en cada sector el 2do año. 1 evento anual el2do y 3er año. 1 evento el 3er año. dirigido a los Comités de Usuarios. 2.
 El equipo de cómputo serán adquiridos a partir del 2do trimestre del 1er año del Proyecto.  El proyector multimedia será empelado en las diversas capacitaciones a los beneficiaros del Proyecto. conservación y mantenimiento de las fajas marginales de los cauces de agua en bienestar de la preservación del sistema de riego.  Los vehículos menores. como para trasladar insumos a los puntos de mantenimiento de la infraestructura de riego. 2.3.  El equipo de fotocopiado.  Los vehículos menores – 1 motocicleta y 1 furgoneta – serán de utilidad a la Comisión en el control y monitoreo del sistema de riego Ponaza. una vez que se cuente con los instrumentos anteriores.8 Implementación básica a la futura Comisión de Usuarios de Agua del Ponaza. será empleado en la duplicación del material de capacitación.  Las cámaras fotográficas digitales servirán para registra los eventos que ocurran durante el desarrollo del Proyecto.7 Intercambio de Experiencias a otras Organizaciones de Usuarios de Agua de Riego.3. con equipos adecuados para el control y mantenimiento del sistema de riego y su efectiva operatividad. 1 evento anual el 2do y 3er año. Pasantías o visitas guiadas a Comisiones o Juntas de Usuarios modelos en el país. capacitación práctica que se realizara entre el 3er trimestre del 3er año. A continuación se describe la utilidad de los equipos que les serán facilitados:  Los equipos de cómputo serán empleados en la sistematización de información y control presupuestal en cada una de las instancias descritas. orientado a sensibilizar a los usuarios para el cuidado. 2. proyector multimedia. 55 . EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________ Usuarios. equipo de fotocopiado y cámaras digitales serán adquiridos a partir del 2do trimestre del 2do año.  Capacitación en GPS. formato de copia A3. se coordinara para dar una capacitación sobre su apropiado uso y conservación al personal técnico afín.
4 Operación y Mantenimiento del Sistema de Riego .2.Temas sobre las Fajas marginales (Comisión) Evento 2 1 1 1.Idenficación de líderes jóvenes Evento 4 4 . COMPONENTE II 1.Constitución de la Comisión de Usuarios Evento 1 1 Elegir directivos de la Comisión.) Formulación de plan de trabajo. Pasantia 1 1 1.Capacitación en Operación y Mantenimiento (Comisión) Evento 2 1 1 . Contabilidad y Aporte comunal .Manejo contable y financiero (Comisión). Banco-Cta.RR.Sensibilización sobre pago de la tarifa de agua Evento 8 4 4 . equipos y otros Unidad Año Nº Actividades medida Total 1 2 3 I. incluyendo impresora Unidad 1 1 Vehiculos menores .2 Fortalecimiento a la organización de usuarios de Agua de Riego: 1. Elegir directivos de los comités Formulación de plan de trabajo Evento 8 4 4 1.Temas sobre los derechos y deberes de los usuarios de agua (Comites) Evento 4 4 .Motivación para el Aporte comunal en mantenimiento de infraestructura (todos) Evento 4 4 1.7 Intercambio de Experiencias . Elección de comisión de redacción de estatuto.Gestión Integral de Recursos Hídricos (comites) Evento 4 4 .1 Sensibilización Psico social: Autoestima.furgoneta Unidad 1 1 Proyector multimedia Unidad 1 1 Equipo de fotocopiado A3 Unidad 1 1 Cámaras fotográficas digitales Unidad 2 2 56 .Edición y difusión del Plan de O&M Publicacion 700 700 1.8 Equipamiento a la Comisión de Usuarios de Agua Ponaza Equipo de computo completo. equipos y otros que se necesitan para ejecutar el componente II durante los 3 años de ejecución del proyecto Cuadro Nº 13: Actividades. SUNAT-RUC.Pasantias a Juntas de Usuarios modelos y CC.motocicleta Unidad 1 1 Vehiculos menores . Aprobación de estatuto. Evento 2 1 1 .5 Capacitación: Normatividad RR HH.Sensibilización en Género Evento 4 4 1.2 . Reunión de sensibilización organizativa.2. metas.Definición y aprobación del monto de pago por devolución de Préstamo Evento 2 2 1.Autoestima personal Evento 4 4 . EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________ El siguiente cuadro muestra la relación de actividades.Elaboración y Aprobación del Plan de Operación y Mantenimiento (Comités) Evento 8 4 4 . Liderazgo y Género .3 Tarifa de Agua .Funciones de las directivas (comités y comisión).Legislación y normatividad sobre el agua (todos) Evento 2 1 1 . Formalización de la Comisión (ALA-Resoluc.6 Fortalecimiento de la Comisión y Comités de Usuarios: .Constitución de los Comites Evento 4 4 Elaborar padrón de usuarios.Elaboración y Aprobación del Plan de Operación y Mantenimiento (Comisión) Evento 2 1 1 .1 . Evento 1 1 . Evento 2 1 1 Elaboración de reglamento interno Evento 1 1 Aprobación de reglamento interno Evento 1 1 1.
9 Metodología: a. EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________ 2. que tiene como objetivo brindar al productor la oportunidad de ver lo que podrían ser su organización si aplica en la práctica y con responsabilidad los conocimientos adquiridos. Capacitación. en este caso para la constitución de una Comisión de Usuarios de Agua. siempre hay que seguir un proceso y en muchos casos tomando más tiempo de lo que se planifica.  Las Pasantías o visitas guiadas se realizaran a Juntas de Usuarios o Comisiones de Riego modelos en la región o fuera de ella. en términos de competencias. Esta técnica tiene la ventaja de romper la incredulidad y la desconfianza que los productores muestran ante ciertas innovaciones tecnológicas propuestas por los proyectos. tomando la intensión de la palabra de querer organizarsey se convoca a una o varias reuniones generales. Conformación de la Organización de Usuarios de Agua: Para la constitución de cualquier organización agraria. son los siguientes:  Coordinación y sensibilización.Se inicia con la coordinación con líderes comunales. Esta modalidad consiste en trasladar a los productores hacia otros lugares con la finalidad de mostrarles objetivamente las experiencias exitosas alcanzadas por otros productores en similares condiciones.Las actividades de capacitación que se aplicaran en Ponaza emplearan metodologías formales (enseñanza teórica en aula) como informales (Pasantías):  La capacitación del tipo formal hará uso de aula. con el apoyo de un especialista en el tema de ser necesario. ALA y/o Unidad Ejecutora del Proyecto). aclararles el fin y que se buscar con la organización. se otorgará a los asistentes una constancia de asistencia como medio de premiar su participación.. Es decir. 57 . b. Se valorada la participación de la mujer como líder. tiene la ventaja de ayudar sensiblemente en el cambio de actitudes y maneras de pensar de los agricultores. para exponer la idea.3. expositor o moderador y medios audiovisuales. que tiene que estar conducido por un personal técnico del estado (Junta de Usuarios.. Los pasos a seguir.
 Conformación de comité de gestión. luego con acta firmada queda aprobado los estatutos de la organización. se puede agrupar a socios por Comité. en qué sector están ubicados. apoyada por el ALA y la JUHC elaborara un borrador de estatutos los mismos que en uno o más talleres se irá debatiendo artículo por artículo. teniendo en cuenta más que todo la ubicación geográfica. se programa reuniones por sectores para elegir los directivos.  Elaboración de padrón de usuarios. etc.. estando expuesto todavía a algunas modificaciones.. que se encargará de llevar a cargo el proceso de conformación de la Comisión de Usuarios.Una vez formado los comités. para su reconocimiento formal. con la que se presentará a la ALA.Con la finalidad de tener información primaria de cuantos usuarios son. con todos los socios de los comités. bajo un formato estructurado. dándole un nombre a cada comité y levantando un acta.  Elección del comité electoral y junta directiva de la comisión.. que te puede brindar la Junta de Usuarios o la ALA se recoge información y se sistematiza con la ayuda de personal que tenga facilidad de hacerlo.La Comisión formada para este fin.. y cuando se haya culminado se convoca a una asamblea general para la aprobación de estatutos. se convoca a una reunión general.Con el padrón de usuarios. para elegir a los directivos que presidirán el comité de gestión.. Luego. Todos estos acuerdos queda plasmado en acta. y se aprovecha la oportunidad para elegir también la comisión que elaborara los estatutos de la Comisión de Usuarios de Agua.- Para elegir la primera directiva que presidirá la Comisión de Usuarios de Agua. áreas de riego y sector. número de parcelas por socio.  Elaboración y aprobación de estatutos. EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________ En caso de tener aceptación se continúa con el proceso. que área de riego tienen. se llama a asamblea general para elegir al comité 58 .  Conformación de Comités de Usuarios de Agua.
dará a conocer la lista ganadora y levantará una acta. además..Se convoca a asamblea general a todos los socios. se gestiona el RUC ante SUNAT y se apretura una cuenta corriente en cualquier entidad financiera.  Inscripción en SUNARP.. con el apoyo de la ALA. emitirá una resolución de reconocimiento a la Organización de Usuarios. SUNAT y apertura de cuenta. actualizar su padrón de usuarios. se inscribe ante registros públicos.  Reconocimiento por la ALA.Una vez reconocida la organización. Proyecto Especial y otras instituciones. elaborar su plan de trabajo anual. cobrar la tarifa de agua .Con todas las actas obtenidas hasta aquí en el proceso más los estatutos. EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________ electoral. para presentar a la junta directiva formalmente constituida y que tendrá que dirigir los destinos de la organización por 3 años en caso de no ser renovada. elaborar su plan de operación y mantenimiento del sistema de riego. balance económico anual. se gestionará ante la ALA el reconocimiento. se encargará de elaborar el reglamento interno. la misma que de no haber observaciones. los mismos que después de escudriñar los votos..  Reconocimiento público de Comisión de Usuarios. quien se encarga de llevar todo el proceso hasta la elección de los directivos. la Junta de Usuarios. etc. Figura Nº 03: Flujograma “Constitución de una Organización de 59 .
4.SUNAT Presentación de documentos ante la ALA (1. EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________ Usuarios de Agua” Coordinación/ Convocatoria Elaboración de Padron de Reuniones de Interes de ser usuarios Sensibilización Comisión Asamblea para elección de Acta (1) directivos de Comités Padron usuarios actualizado Asamblea general para formar Comité de Gestión y Acta (2) Plan de O&M Comisión de elaboración de estatutos Fortalecimiento Plan de trabajo y balanc econ organizacional Elaboración de estatutos Estatuto (3) Reglamento interno Cobro de tarifa de agua Asamblea general para aprobar estatutos Acta (4) Reconocimiento público de Reunión festiva la Comisión y Junta Directiva Elección de Comité Electoral Acta (5) Apertura de cta. 5. 6) Acta Inscripción ante SUNARP Observaciones por la ALA Asamblea para levantar Reconocimiento por la ALA Resolución observaciones por la ALA 60 . corriente Elección de Junta Directiva Acta (6) de la Comisión de Usuarios Trámite de RUC .2.3.
Participara desde el inicio del Proyecto. PROCEJA. Administración y Operación con relación al Sistema de Riego Ponaza.  Logro de los resultados previstos en el componente II. PROCEJA y la Autoridad Local de Agua. responsabilidades y experiencia del personal se muestran a continuación:  Coordinación del cumplimiento de actividades programadas en el componente II. Responsabilidades:  Elaboración y presentación de Informes mensuales y de avance según requerimiento del PEHCBM.  Experiencia en Selva Mínima 5 años.  Coordinar con los directivos e integrantes de COPROCIP y la futura Comisión de Usuarios de Agua Ponaza.  Contar con colegiatura en el CIP y estar hábil para contratar con el estado. la Junta de Usuarios Huallaga Central. Este profesional debe contar con experiencia de haber trabajado con organizaciones de productores y/o usuarios de agua de riego. III y IV para armonizar el desarrollo de las actividades. 61 . Requisitos y  Experiencia mínima de 3 años de haber trabajado con experiencia Laboral organizaciones de productores o de usuarios de agua.  Coordinación con responsables del PEHCBM. EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________ 2. ALA.  Velar por el cumplimiento de las actividades programadas según POAs. JUHC y otras instituciones que desarrollan actividades en el ámbito del Ponaza y que tengan que Funciones: ver con organizaciones y agua de riego.  Gestión y soporte de las actividades del Componente II del Proyecto Irrigación Ponaza. el PEHCBM contará con un Ingeniero Agrónomo o Agrícola durante los 3 años de ejecución de proyecto.  Conocimiento y dominio de programas de Microsoft Office (nivel Básico). y se constituirá en el nexo entre laorganización de regantes del Ponaza. CES. Las funciones.  Coordinar con los demás responsables de los componentes I. Formación Profesional  Ingeniero Agrónomo o Agrícola  Experiencia profesional mínima 10 años. Será responsable de organizar y coordinar las diferentes actividades de fortalecimiento y capacitación.  Fortalecimiento de capacidades a los 4 Comités de usuarios y a la Comisión deUsuarios en Gestión.  Conformación de 4 Comités de Usuarios de Agua y 1 Comisión Usuarios de Agua en el Valle del Ponaza.4 Recurso humano requerido: Para cumplir las metas de este Componente.
mediano y largo plazo. la organización este formalmente constituida y tenga la capacidad legal de recepcionarla. Agrónomo ó Ing. El siguiente cuadro presenta el tiempo de permanencia en el Proyecto del personal indicado anteriormente. técnica y administrativa para hacerse cargo de la operación y mantenimiento del indicado sistema de riego. a fin de que dicha organización adquiera también capacidad organizativa.  Conocimiento de la zona y a ver trabajado con agricultores zona de selva. Figura Nº 04: Cronograma de ejecución del componente II Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Licitación Construcción del Sistema de Riego Puesta en marcha del sistema de riego Comp I Canales de Distribución Conformación de la Comisión de Usuarios de Agua Ponaza (CUAP) Fortalecimiento organizacional (CUAP) Comp II Acompañamiento técnico pre y post coformación de la CUAP (Ing.  Capacidad de redacción de documentos técnicos.  Buen nivel de concertación entre productores. se hará durante el periodo de construcción del Sistema de riego. Agrónomo o agrícola) 62 . de tal forma que después de la prueba de funcionamiento de dicha obra. Agrícola mes 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 2.5 Cronograma de ejecución: Como se muestra en la figura siguiente la conformación de la Comisión de Usuarios de Agua “Ponaza” (CUAP) incluido sus comités. Cuadro N° 14: Cronograma de Personal Unid Trimestre Año 1 Trimestre Año 2 Trimestre Año 3 Total Detalle Med I II III IV I II III IV I II III IV (mes) Ing. asimismo en todo este proceso de conformación y fortalecimiento organizacional contará con el apoyo técnico de un profesional. profesionales e instituciones. EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________  Capacidad para elaborar propuestas técnicas participativas a corto.
Liderazgo y Género 18.Capacitación en Operación y Mantenimiento (Comisión) Evento 2 800 1.000.00 .000. 285. Contabilidad y Aporte comunal 10.500 3.00 Vehiculos menores .Constitución de la Comisión de Usuarios Evento 1 0 Elegir directivos de la Comisión.000 10.8 Equipamiento a la Comisión de Usuarios de Agua Ponaza 20. Elegir directivos de los comités Formulación de plan de trabajo Evento 8 0 1.500.Legislación y normatividad sobre el agua (todos) Evento 2 1.200.Manejo contable y financiero (Comisión).200.600.00 13% .00 Vehiculos menores .600.00 .6 Presupuesto: Con respecto al costo del Proyecto “Construcción del Sistema de Irrigación Ponaza”.500.Sensibilización en Género Evento 4 1.2 Fortalecimiento a la organización de usuarios de Agua de Riego: 0.00 . Elección de comisión de redacción de estatuto.00 1.2 .Sensibilización sobre pago de la tarifa de agua Evento 8 800 6. % I.000 2.3 Tarifa de Agua 8.200.00 .00 11% .00 1.Definición y aprobación del monto de pago por devolución de Préstamo Evento 2 800 1.Gestión Integral de Recursos Hídricos (comites) Evento 4 800 3.700.000. incluyendo impresora Unidad 1 2.) Formulación de plan de trabajo.00 Equipo de fotocopiado A3 Unidad 1 2.00 0% 1. SUNAT-RUC.000.000.500 2.400.400.500.Constitución de los Comites Evento 4 0 Elaborar padrón de usuarios.motocicleta Unidad 1 5.500 1.00 .00 10% .00 .000 4.4 Operación y Mantenimiento del Sistema de Riego 7.00 1.600.00 TOTAL 84.200.000.000. Banco-Cta.Elaboración y Aprobación del Plan de Operación y Mantenimiento (Comisión) Evento 2 0 . Aprobación de estatuto.Elaboración y Aprobación del Plan de Operación y Mantenimiento (Comités) Evento 8 0 . COMPONENTE II 1.00 Cámaras fotográficas digitales Unidad 2 500 1.000.6 Fortalecimiento de la Comisión y Comités de Usuarios: 9. se requiere un presupuesto de S/.00 21% . Evento 1 1.00 100% 63 .500 6.000.000.1 Sensibilización Psico social: Autoestima. EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________ 2.00 24% Equipo de computo completo.00 .000.Edición y difusión del Plan de O&M Publicacion 700 8.500 3.000 6. Formalización de la Comisión (ALA-Resoluc.00 12% .RR.00 .2.000.Funciones de las directivas (comités y comisión). en el componente II: Conformación de la organización de usuarios.Idenficación de líderes jóvenes Evento 4 1.Temas sobre los derechos y deberes de los usuarios de agua (Comites) Evento 4 800 3.1 .600 para el periodo de ejecución de los 3 añosque durará el proyecto.furgoneta Unidad 1 6.00 9% .00 .00 1.500 6. Evento 2 0 Elaboración de reglamento interno Evento 1 0 Aprobación de reglamento interno Evento 1 0 1.Autoestima personal Evento 4 1.000.500 6. Pasantia 1 10.000.000 5.57 6.7 Intercambio de Experiencias 10.Motivación para el Aporte comunal en mantenimiento de infraestructura (todos) Evento 4 800 3.Temas sobre las Fajas marginales (Comisión) Evento 2 1.00 1.500 3.000.2.5 Capacitación: Normatividad RR HH.000. Reunión de sensibilización organizativa.00 Proyector multimedia Unidad 1 4.00 1. El detalle del presupuesto requerido se muestra en los siguientes cuadros: Cuadro N° 15: Presupuesto para el desarrollo de actividades y otros Unidad Cantidad Costo Costo total Nº Actividades medida Total Unitario S/.Pasantias a Juntas de Usuarios modelos y CC. Evento 2 1.
500 Cámara fotográfica digital Unidad 1 500 500 Combustibles y lubricantes Gls 432 15 6.000 Consultoria de Asesoría y Supervisión (CAS .500 Repuestos varios Global 6 250 1.500 Vehiculos menores .600 Gastos varios Global 36 100 3.000 GPS Unidad 1 2.500 TOTAL 201.motocicleta Unidad 1 5.000 Laptop Unidad 1 2.500 162.600 Proyector multimedia Unidad 1 4. EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________ Cuadro N° 16: Presupuesto para personal y otros Unidad Cantidad Costo Costo total Detalle medida (meses) Unitario S/. % .Presupuesto de actividades y otros 84.000 5.000 Utiles de Oficina Global 36 100 3.000 4.000 57% .500 1.400 100% Cuadro N° 17: Resumen presupuestal del Componente II Rubros Ppto S/.200 29% .500 2. capota y mochila de campo) Unidad 3 120 360 SOAT Und 3 120 360 Seguro contra todo riesgo del vehiculo Und 3 500 1.500 2.400 20% Impresora Unidad 1 1.PROCEJA) Und 15 0 0 Servicios y Equipamiento 39. % Personal 162.PROCEJA) Und 36 0 0 Servicios de consultoria a requerimiento (CAS .400 14% 285.Presupuesto de servicios y equipamiento 39.600 100% 64 .000 80% Ing.Presupuesto de personal 162.480 Vestuario (botas. Agrónomo o agrícola Und 36 4.500 Viáticos Global 12 500 6.
EXPEDIENTE TECNICO: COMPONENTE II PROYECTO IRRIGACION PONAZA _____________________________________________________________________________________________________ ANEXOS 65 .
Documents Similar To Exp tco comp II_
Mhayer Quispe Aslla
More From Jose Pizarro Suarez
Oprica Lacramioara

References: resolución 
 Resolución 
 artículo 187
 Artículo 187
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 93
 Artículo 93
 Resolución 
 Artículo 14
 Resolución 
 Artículo 3
 Resolución 
 Artículo 4
 Artículo 176
 Artículo 190
 Artículo 187
 resolución 
 resolución 
 Resolución