Source: https://www.mef.gob.pe/es/arranca-peru-para-municipalidades
Timestamp: 2020-08-07 09:35:23+00:00

Document:
arranca perú para municipalidades
El Decreto de Urgencia 070-2020 establece el plan de mantenimiento de vías como parte del programa Arranca Perú, para lo cual ha destinado S/3,898 millones a nivel nacional, de los cuales S/3,705 millones corresponden a los municipios provinciales.
Conozca los pasos que deben seguir las autoridades provinciales para la ejecución de estas actividades de mantenimiento de vías.
Selección y Ejecución (Mantenimiento Vial)
Incorporación de Recursos:
Dentro de los cinco (5) días calendario de la vigencia del DU N°070-2020, el municipio provincial deberá aprobar, mediante resolución de alcaldía, la desagregación de los recursos autorizados en el decreto de urgencia (anexos 13 y 15 del DU N°070-2020). Posterior a esa fecha, puede incorporar los recursos, pero figurará como fuera del plazo.
Las municipalidades provinciales deberán incorporar en su presupuesto institucional los recursos transferidos, para lo cual se ingresará al sistema SIAF-Operaciones en Línea. Una vez en el sistema, se debe crear la nueva meta de gasto y aprobar la nota de modificación presupuestal.
PASO 3 - Plazo máximo: 29/6/2020
Remitir una copia de la resolución de alcaldía y de la nota de modificación presupuestaria del SIAF a las siguientes entidades:
Comisión de Presupuesto del Congreso.
Cuenta General del Congreso.
Dirección General de Presupuesto Público del MEF.
PASO 1 - Plazo máximo: 2/7/2020
Incorporados los recursos, el municipio provincial deberá iniciar los actos preparatorios para la contratación de personal técnico y administrativo, con cargo a los recursos del Anexo 15 del DU N°070-2020, a fin de que se cuente con el personal necesario para la realización de las acciones correspondientes a las contrataciones, gestión, ejecución y seguimiento de las actividades de mantenimiento vial en el marco del DU N°070-2020.
Certificación Presupuestal:
PASO 1 - Plazo máximo: 7/7/2020
Incorporados los recursos, el municipio provincial deberá iniciar los actos preparatorios del procedimiento de selección, para lo cual podrá
realizar la certificación presupuestal correspondiente de la siguiente manera:
Para imprimir la nota de certificación del crédito presupuestario ir al módulo de proceso presupuestario del SIAF/Reportes/Programación
del compromiso anual – PCA/Notas certificación de crédito presupuestario. Seleccionar la Nota de CCP e imprimir.
PASO 2 - Plazo máximo: 20/7/2020
Lanzar la convocatoria a través de Seace de la
página web de la OSCE.
Registro de participantes y presentación de ofertas. Plazo máximo: 3/8/2020
Evaluación de las ofertas y otorgamiento de la buena pro. Plazo máximo: 5/8/2020
Presentación de documentación para la adjudicación. Plazo máximo: 14/8/2020
Verificar la documentación presentada. Plazo máximo: 18/8/2020
Subsanación (de corresponder). Plazo máximo: 20/8/2020
PASO 4 - Plazo máximo (referencial): 21/8/2020
Primera etapa de la ejecución contractual *: Plazo: 31/12/2020
1. Sobre las transferencias ¿son solo a municipalidades provinciales o también a distritales?
De acuerdo al artículo 19 del referido DU, los Gobiernos locales son los responsables directos y no les está permitido transferir los recursos y/o subcontratar servicios de administración y/o gestión de los recursos destinados para el mantenimiento.
2. ¿La resolución debe ser aprobada por acuerdos de Consejo?
La desagregación de recursos es aprobada mediante Resolución de Alcaldía, conforme al art. 29.2 de la Directiva N°011-2019-EF/50.01 “Directiva para la ejecución presupuestaria”, y se deberá utilizar el Modelo N° 01/GL.
3. ¿Cuál es el área usuaria?
El área usuaria es la Gerencia de Obras o de Infraestructura a través de su Oficina de Mantenimiento de las municipalidades provinciales señaladas en los anexos del presente DU.
4. ¿Cuáles son los plazos máximos para la aprobación de recursos y remisión de copia?
De acuerdo a los artículos 21.3 y 22.3, la aprobación de recursos la realiza la municipalidad dentro de los cinco días calendario de la aprobación del referido DU, y la remisión de la copia de resolución se realiza dentro de los 5 días de aprobada. Por lo tanto, el plazo máximo para aprobación de la desagregación de recursos es el 24.06.2020 y el plazo máximo para remisión de copia de la resolución es el 29.06.2020.
5. ¿Se puede utilizar solo una Resolución para incorporar los recursos transferidos mediante los artículos 21 y 22?
En la Directiva N°011-2019-EF/50.01 "Directiva para la ejecución presupuestaria”, se aprueba el Modelo N° 01/GL, modelo de Resolución para la desagregación de transferencias. Cabe señalar que la nota modificatoria para la incorporación debe realizarse por artículo.
6. ¿A qué se refieren los recursos detallados en el Anexo 14?
El artículo 21.7 del DU señala que los recursos detallados en el anexo 14 servirán para financiar los servicios de mantenimiento de la red vial vecinal en el año 2021 y serán asignados a los pliegos correspondientes en la fase de formulación presupuestaria para dicho año fiscal. El detalle de los recursos en el Anexo 14 tiene como fin que las entidades puedan otorgar previsión presupuestaria, de acuerdo a la normativa vigente, por lo que no corresponde incorporar dichos recursos en el presente año ni considerarlos en la Resolución de Aprobación.
7. ¿Cuál es el destino de los recursos transferidos por el artículo 21 y detallado en el anexo 13 del presente DU?
Los recursos son para las actividades de mantenimientos de vías de la red vial vecinal en gasto corriente. Los recursos no son para inversiones y tampoco involucra gasto de adquisición de maquinarias, reposición de estas, mantenimiento de caminos de herradura vecinales ni cualquier otra acción de inversión que involucre afirmado de carreteras, obras de arte, etc.
8. ¿Se debe incluir el dispositivo legal al crear la nota de modificación?
El dispositivo legal sí se debe incluir de acuerdo al articulado que autoriza la transferencia de recursos. En caso se haya considerado "OTROS", se debe hacer la modificación a "DU 070".
9. ¿Todos los tramos estarán considerados en una sola meta? ¿Qué plazo se tiene para que, después de que se disponga de la incorporación de la meta, se puedan hacer las modificaciones?
Para el momento de la incorporación solo se está creando una meta presupuestal donde se cargará todo el recurso transferido (de manera general). Posteriormente, para la elaboración del plan de trabajo o las contrataciones se pueden crear las metas específicas a nivel de tramo.
Asimismo, en el artículo 24 del referido DU, el Ministerio de Ambiente y Ministerio de Cultura tienen 5 días hábiles para determinar los tramos que son excluidos del mantenimiento, por lo que la creación de metas específicas las podrían realizar el 26 de junio previa coordinación con Provias Descentralizado-MTC.
10. ¿Cuántos días se tiene para iniciar la convocatoria?
De acuerdo al artículo 20 del DU, la entidad responsable tiene como máximo 20 días hábiles para iniciar la convocatoria del procedimiento para la contratación de servicios de mantenimiento.
Capacitación “Hito I: Implementación de Actuaciones Preparatorias” (11-7-2020)
¿Los servicios de elaboración del plan de trabajo, mantenimiento periódico y mantenimiento rutinario se convocará en un solo contrato?
Corresponde a la Entidad identificar si es posible agrupar contrataciones en un solo procedimiento de selección a través de la figura de ítem, paquete u otro. La definición del requerimiento debe realizarse conforme a los lineamientos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.
¿Se puede colocar como requisito que el inspector haya llevado un curso de reinicio de obras post COVID-19?
Aquí no aplican los requisitos de calificación. Si se desea incorporar alguna calificación del personal, esta debe ser determinada por el área usuaria y ser congruente con el objeto de la contratación; y de incorporarse se debe acreditar para la suscripción del contrato.
¿Qué problema legal se generaría si se modifica el personal clave y el equipo mínimo en el proceso de selección?
En la oferta no se indica al personal clave, este es precisado y se acompaña de la documentación de sustento en el momento previo al perfeccionamiento del contrato, con lo cual no existe tal contradicción.
¿Cómo se debe aprobar el expediente de contratación: con resolución o con informe al área solicitante?
La aprobación del expediente está a cargo del Director de Administración (o el que haga sus veces en la Entidad), dando cuenta al Titular de la Entidad. El medio para desarrollar la aprobación puede ser el que la Entidad haya previsto para el resto de procedimientos como por ejemplo una resolución, memorando u otro documento.
¿Los miembros del comité de selección deberán contar con certificación del OSCE necesariamente?
No necesariamente. La certificación OSCE es un requisito para desempeñar funciones como parte del órgano encargado de las contrataciones; por tanto, el miembro del comité de selección que forme parte de dicho órgano sí debe contar con la certificación de la OSCE, pero no así los miembros del área usuaria que integran el comité de selección.
Respecto a la aprobación del expediente de contratación y las bases, ¿lo puede aprobar el gerente municipal si este cuenta con delegación de facultades para su aprobación?
Tanto el expediente de contratación como las bases deben ser aprobados por el Director de Administración o el que haga sus veces.
¿Existe incompatibilidad en los términos de referencia aprobados con RM N° 0339-2020-MTC/01.02 y las bases administrativas aprobadas con la Resolución 079-2020-OSCE/PRE, referido a la experiencia del postor?
No existe incompatibilidad al respecto. Los formatos de términos de referencia, aprobados según lo dispuesto en el artículo 29 del D.U N° 070-2020, establecen un monto mínimo correspondiente a los contratos ejecutados dentro de los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, para la acreditación de la experiencia del postor. Por su parte, las Bases Estándar aprobadas por el OSCE permiten recoger en ellas el contenido de dichos términos de referencia, sin establecer exigencias distintas a las previstas en estos formatos.
¿Cuáles son los requisitos para ser miembro de los comités de selección?
Dos (2) de los tres (3) miembros deben ser parte del área usuaria y uno (1) debe ser del órgano encargado de las contrataciones. Éste último debe contar con el certificado OSCE.
Si el monto de contrato de los inspectores supera las 8 UIT, ¿se deberá usar las bases interpuestas por el OSCE (bases de servicios)?
Sí. Tanto la Directiva N° 007-2020-OSCE/CD como las bases que forman parte de ella son de obligatorio cumplimiento para todas las Entidades que convoquen procedimientos especiales de selección en el marco del Decreto de Urgencia N° 070-2020.
¿Qué acciones tomar cuando el transporte de material resulta más costoso que el mejoramiento a nivel de afirmado?
El servicio de mantenimiento vial es a suma alzada, por lo que el costo es referencial y el contratista debe cumplir con las obligaciones asumidas en el contrato.
¿Se proporcionará un modelo de plan de trabajo o quedará a criterio del contratista la atención de esta documentación?
El Plan de Trabajo se encuentra detallado en el "Formato de Términos de Referencia" aprobados por el MTC mediante RM N° 339-2020-MTC/01.02.
¿El pago del Inventario de Condición Vial (ICV) se debe financiar con el presupuesto del anexo 13?
Sí, sin embargo el pago se realizará en el 2021, con la culminación del servicio.
¿Qué requisitos básicos se debe considerar para efectos de realizar el proceso de contratación al personal de la mano de obra no calificada, toda vez que muchos ciudadanos del lugar no cuentan con ciertos documentos, como el caso de la inscripción RUC, en
La contratación del personal es responsabilidad del contratista.
Cuando en la aplicación del anexo 16 se supera las 8 UIT en el caso del inspector, ¿cómo se operativiza?
Para realizar la contratación del inspector, se deberá convocar el Procedimiento Especial de Selección del Anexo 16 del DU N° 070-2020, usando las Bases de servicios, aprobadas por el OSCE, en el marco de dicho DU.
¿Hay un perfil predeterminado para la contratación de inspectores? ¿Cuándo se debería iniciar la contratación de los inspectores y por cuánto tiempo se les debería contratar?
i) No hay un perfil predeterminado. Este lo define cada Municipalidad Provincial.
ii) Para que coincida el inicio del contrato de mantenimiento periódico y rutinario, y el contrato de inspección, se debe convocar a más tardar el 20 de julio del 2020, mediante el Procedimiento de Selección Especial. El plazo de contratación de los inspectores es el mismo que el contrato de mantenimiento vial.
¿La contratación del personal técnico y administrativo es solo para el 2020?
El presupuesto asignado en el Anexo 15 para la contratación de servicios técnicos y administrativos es para el año fiscal 2020.
¿El plazo del mantenimiento periódico podría variar respecto a la longitud de cada tramo?
Si podría variar. El plazo deberá ser determinado por el área usuaria.
¿Puede un mismo inspector gestionar más de 1 tramo de mantenimiento de vías?
Sí lo puede gestionar, tomando en cuenta que deberá existir un inspector por cada contrato de servicio de mantenimiento vial.
Teniendo en consideración que el Área Usuaria para la contratación de los servicios de mantenimiento periódico y rutinario es la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Provincial, ¿pueden los profesionales que laboran en el Instituto Vial Provinc
De acuerdo al Anexo 16 del DU 070-2020 el Comité de Selección está conformado por tres (3) miembros (titulares con sus respectivos suplentes), de los cuales, dos (2) deberán pertenecer al Área Usuaria y uno (1) al OEC.
En el marco del contrato del servicio de mantenimiento ¿Cuándo iniciaría las funciones del inspector?
El servicio de inspección debería iniciar la misma fecha que el inicio del contrato de mantenimiento vial.
¿Cuál es el área usuaria para realizar el requerimiento de inspectores externos? ¿Un funcionario de la Entidad puede ser inspector?
i) El área usuaria para el requerimiento será el área que necesita dicho servicio, que se encuentra determinado en su ROF y/o MOF (Gerencia de Obras, Infraestructura, o la que haga sus veces).
ii) Según al artículo 19.3 del DU N° 070-2020, el inspector es un profesional, funcionario o servidor de la entidad. De igual manera, no hay que confundir al inspector del servicio de mantenimiento periódico y rutinario con el "inspector de obra" reconocido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, por lo que ante falta de personal, se podrá contratar el servicio de inspección para mantenimiento vial de acuerdo al Anexo 16 del DU 070-2020 (usando las bases del procedimiento especial de selección, aprobadas por el OSCE) o por orden de servicio cuando la contratación no supere las 8 UIT.
¿Los TDR deben desarrollarse por cada tramo? ¿Para el caso de empaquetamiento se elaborará un solo TDR por los tramos empaquetados?
En caso que la Municipalidad Provincial decida paquetizar tramos, debe considerar un solo término de referencia de acuerdo al "Formato de Términos de Referencia" aprobado mediante RM N° 339-2020-MTC/01.02.
¿Se pueden empaquetar los tramos de pequeñas longitudes? ¿Qué criterios adicionales hay que seguir?
El "Formato de Términos de Referencia" ha sido elaborado para el servicio de mantenimiento periódico y rutinario. La decisión de paquetizar tramos es responsabilidad de la Municipalidad Provincial.
¿Puedo incrementar ítems en los requisitos técnicos mínimos sobre profesionales propuestos o antigüedad de la maquinaria?
No se puede incrementar, ya que los requisitos técnicos mínimos sobre profesionales propuestos y antigüedad de maquinaria se encuentran establecidos en el "Formato de Términos de Referencia" que fue aprobado por la RM N° 339-2020-MTC/01.02 de acuerdo al artículo 29 del DU N° 070-2020.
¿Existe un plazo máximo para solicitar modificaciones de los tramos que fueron inicialmente propuestos?
De acuerdo al artículo 20 del DU N° 070-2020 el plazo máximo para la convocatoria del procedimiento especial de selección es de 20 días hábiles desde su publicación, es decir el 20 de julio del 2020, por lo que de acuerdo al vencimiento de plazos ya no se puede modificar los tramos.
Las lluvias inician en octubre en la selva alta, ¿se podría reprogramar los trabajos hasta el 2021?
En aplicación supletoria de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento al DU N° 070-2020, las lluvias representan un hecho fortuito que faculta ampliar el plazo del servicio hasta el cese de las mismas.
¿La estructura de costos a nivel de partidas remitido por PROVIAS es modificable acorde a las condiciones reales, sobre todo por la condición de cantera?
No es modificable, ya que la estructura de costos incluida en el "Formato de Términos de Referencia" fue aprobada por la R.M. N° 339-2020-MTC/01.02 de acuerdo al artículo 29 del DU N° 070-2020.
¿Cuál ha sido el criterio técnico para definir la estructura de pago y el tiempo de ejecución del servicio de mantenimiento vial?
La estructura de pago y el tiempo de ejecución del servicio se sustentan en lo siguiente:
i) Se estableció pagos a cuenta o periódicos para que el contratista cuente con capital para llevar a cabo el servicio y pueda pagar a sus trabajadores (contexto de crisis económica por el COVID-19).
ii) El porcentaje de pago de cada una de las fases se encuentra en proporción a la complejidad de las prestaciones que integran el contrato.
iii) El tiempo del servicio se estableció en base al alcance de la ejecución de las actividades, las mismas que están establecidas en los TDR.
Si se ha registrado mal las metas (por ejemplo con el clasificador erróneo) ¿cuál es el procedimiento para corregirlo?
Para corregir el error, se deberá registrar y aprobar una modificación presupuestaria en el nivel funcional programático.
¿Existe un plazo máximo para comprometer el presupuesto asignado mediante el anexo 13 del DU 070 - 2020?
No está dispuesto el plazo en ninguna norma, pero tomando en cuenta que se cumplen con los plazos dispuestos por el DU 070 y por el Anexo 16, se debería comprometer como máximo el 21 de Agosto.
¿Los recursos para financiar el mantenimiento rutinario del año 2021 se encuentran garantizados?
Solo se garantizará la continuidad de los procesos que sean convocados en el plazo dispuesto por el DU 070-2020.
¿Se podría realizar una nota de certificación presupuestal para varios tramos?
¿Los recursos transferidos no ejecutados se revertirán al MEF?
Sí. El mecanismo se precisa en el numeral 34.1 del art 34 del DU 070-2020.
Si existen saldos de las transferencias remitidas a favor de la entidad y se requiere gastos operativos adicionales, ¿se podría usar de manera razonable y justificada el recurso de la Transferencia?
Los recursos transferidos para la contratación del servicio de mantenimiento no pueden ser usados para otros fines distintos para los cuales fueron transferidos.
¿Cuál es el procedimiento para realizar una previsión presupuestaria?
De acuerdo al artículo 14 de la Directiva de Ejecución, la Oficina de Presupuesto, en coordinación con la Oficina de Administración, o las que hagan sus veces en las Entidades, deben remitir el Certificado con el siguiente detalle:
i) Unidad Ejecutora;
ii) Centro de Costo u oficina solicitante del requerimiento;
iii) Fuente con la que se financiará la previsión presupuestaria;
iv) Categoría de gasto que afectará la previsión presupuestaria;
v) Genérica de gasto que afectará la previsión presupuestaria;
vi) Cadena funcional Programática que afectará la previsión presupuestaria;
vii) Meta presupuestal del año fiscal en curso que afectará la previsión presupuestaria;
viii) En el caso de procedimientos de selección asociados a proyectos de inversión, debe incluir el código único del proyecto asociado a la previsión presupuestaria;
ix) El monto de los recursos previstos.
¿Cuál será la fuente de financiamiento a utilizar como referencia para las previsiones presupuestales que comprometen recursos del año 2021?
La fuente de financiamiento es Recursos Ordinarios
¿Existe un plazo máximo para la certificación de los recursos asignados mediante el anexo 13?
No existe un plazo en el DU 070, pero para poder llegar al plazo de convocatoria el 20 de julio, como máximo se debería certificar el 8 de julio.
¿Cuál es el procedimiento para la inclusión al PAC?
En el acápite “Actos preparatorios” del Anexo N° 16, se dispone que, para la contratación de bienes y servicios para el mantenimiento periódico y rutinario, la Entidad debe incluir previamente dicha contratación en el respectivo Plan Anual de Contrataciones (PAC).
Respecto al procedimiento para la incorporación del PAC, no se encuentra prevista ninguna disposición especial en el procedimiento especial de contratación. En ese sentido, de conformidad con el acápite “Disposiciones adicionales”, en todo lo no previsto por el presente procedimiento especial, resulta de aplicación las disposiciones del TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento. Por ende, debe tenerse en consideración lo dispuesto en la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD “PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES”.
¿El procedimiento de selección será a suma alzada o costos unitarios?
El numeral 23.1 del artículo 23 del Decreto de Urgencia N° 70-2020 autoriza que las contrataciones de bienes y servicios necesarios para la ejecución de las actividades de mantenimiento de la Red Vial Nacional y Vecinal previstas en dicho Decreto de Urgencia, se efectúen siguiendo el procedimiento previsto en su Anexo 16 "Procedimiento Especial de Selección para la Contratación de Bienes y Servicios para el Mantenimiento Periódico y Rutinario".
En ese sentido, le corresponde a cada Entidad, en atención a la naturaleza de la prestación del objeto de contratación, determinar el Sistema de Contratación aplicable. Sin perjuicio de lo anterior, en lo que respecta específicamente al servicio de mantenimiento periódico y rutinario, de conformidad con el “Formato de Término de Referencia según el artículo 29 del D.U. N° 070-2020”, el Sistema de Contratación aplicable para dichos servicios es de "Suma Alzada".
¿Qué pasa si algún postor detecta alguna irregularidad o incumplimiento de lo establecido en el DU 070-2020, ya sea en las bases y/o en el otorgamiento de la buena pro?
En relación a la evaluación de las ofertas y otorgamiento de la buena pro, el procedimiento especial de contratación establece reglas que simplifican su trámite, tal es así que se ha previsto que la acreditación de los requerimientos se realice con declaraciones juradas y únicamente se establezca el precio como factor de evaluación.
Dichas disposiciones reducen la posibilidad de ocurrencia de errores en el trámite de dichos procedimientos de selección. En caso se advierta un incumplimiento de las funciones de los servidores y/o funcionarios responsables del procedimiento especial de contratación, se puede poner en conocimiento dicho acto ante el órgano de control institucional de la Entidad, al OSCE o a la DGA del MEF para que adopten las acciones correspondientes.
¿Puede el área usuaria incorporar datos y otros requisitos, por ejemplo: sobre las condiciones de los consorcios, reajuste de pagos, habilitación del proveedor, entre otros, los cuales se encuentran en las bases estándar, ya que los TDR aprobados mediante
El artículo 29 del Decreto de Urgencia N° 70-2020 dispone, entre otros, que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) aprueba las bases estándar para el Proceso de Selección previsto en el Anexo 16, en un plazo no mayor a cinco (05) días hábiles, contados a partir del día siguiente de publicado dicho Decreto de Urgencia. En ese sentido, el OSCE mediante Resolución Nº 079-2020-OSCE/PRE, aprobó la Directiva N° 007-2020-OSCE/CD “BASES ESTÁNDAR PARA EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN A CONVOCAR EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 070-2020”, siendo que en su numeral 7.3 se dispone que las Bases Estándar son de utilización obligatoria por parte de las Entidades en los procedimientos de selección que convoquen en el marco del mencionando Decreto de Urgencia.
Por lo tanto, las áreas usuarias al formular su requerimiento deberán considerar lo establecido en los referidos documentos normativos, evitando establecer exigencias adicionales a fin de no dilatar este procedimiento especial
¿Para la determinación del valor referencial se podría utilizar la estructura de costos de los TDR publicadas por MTC?
La Entidad podría optar por utilizar dicha información siempre que determine que ésta es suficiente para determinar el valor referencial de su contratación.
Además, debe considerar para la elaboración de los términos de referencia y el cálculo del valor referencial la información consignada en el “Formato de Términos de Referencia según el artículo 29 del D.U. N° 070-2020”, aprobado por el MTC.
¿Se puede utilizar como valor referencial los precios históricos que maneja el IVP?
Para la determinación del valor referencial se debe utilizar una sola fuente, pudiendo ser: i) cotizaciones, ii) precios históricos, iii) estructura de costos, iv) presupuestos, v) fuentes SEACE u otra que considere la Entidad.
Asimismo, al artículo 32 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado indica que en la indagación de mercado, el órgano encargado de las contrataciones puede recurrir a información existente, incluidas las contrataciones que hubiera realizado el sector público o privado, respecto de bienes o servicios que guarden similitud con el requerimiento. Por tanto, la Entidad podría optar por utilizar los "precios históricos que maneja el IVP" siempre que determine que dicha fuente le otorga la información necesaria del mercado, la cual le permitirá determinar el valor referencial de su contratación.
"Mantenimiento vial en el marco del DU N°070-2020 – Hito I: Implementación de actuaciones preparatorias"
"Capacitación Mantenimiento vial DU 070-2020 y Agenda 2020"
"Arranca Perú - Mantenimiento vial"
Presentaciones del evento: MANTENIMIENTO VIAL 2706
Guía para elaborar bases estándar del Procedimiento Especial de Selección a convocar en el marco del Decreto de Urgencia Nº 070-2020
Principales medidas del DU 070-2020 Pasos a seguir y tareas a ser realizadas
Método abreviado de contratación
Explicación del Formato de TDR
Uso de la herramienta del SEACE
Explicación de Bases del OSCE
Resolución Nº 079-2020-OSCE/PRE - Formalizan aprobación de la Directiva N° 007-2020-OSCE/CD "Bases Estándar para el procedimiento especial de selección a convocar en el marco del Decreto de Urgencia N° 070-2020"
Directiva N° 007-2020-OSCE/CD "Bases estándar para el Procedimiento Especial de Selección a convocar en el marco del Decreto de Urgencia N° 070-2020"

References: resolución 
 resolución 
 artículo 19
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 21
 Resolución 
 artículo 21
 artículo 24
 artículo 20
 resolución 
 Resolución 
 artículo 29
 artículo 19
 artículo 29
 artículo 20
 artículo 29
 artículo 14
 artículo 23
 artículo 29
 artículo 29
 Resolución 
 artículo 29
 artículo 32

Resolución