Source: http://slideplayer.cz/slide/1915963/
Timestamp: 2018-05-28 01:58:11+00:00

Document:
Nepředvídatelné práce a jejich úhrada v rámci fondů EU - ppt stáhnout
ZveřejnilTobiáš Horák
Prezentace na téma: "Nepředvídatelné práce a jejich úhrada v rámci fondů EU"— Transkript prezentace:
1 Nepředvídatelné práce a jejich úhrada v rámci fondů EU
- podle zákona o veřejných zakázkách a FIDIC - Mgr. Dana Štumpová advokát Divadelní 24, Praha 1 Tel: Tel: Fax:
2 Při plnění zakázky vznikají dodatečné práce
. Jen některé dodatečné práce jsou nepředvídatelné (nepředvídané) Nepředvídatelné (nepředvídané) posuzuje ZVZ a FIDIC jinak Jen některé náklady na Nepředvídatelné dodatečné práce se hradí Náklady jsou rizikem objednatele (čl. 17/3 g),h)), ale některé (které měl zkušený zhotovitel předvídat) objednatel nehradí Náklady objednatele hlídá správce stavby (schvalování faktur) Náklady prověřuje supervize MD, SFDI, NKU atd.. Jen některé náklady jsou způsobilé pro čerpání z fondů EU - vzniklé ve vymezené době v soulad s právními předpisy přiměřené v souladu s principem hospodárnosti (minimalizace), účelnosti (nezbytnost), efektivnosti (maximalizace poměru vstupy a výstupy)
3 Nepředvídatelný a nepředvídaný
Při uzavření smlouvy o dílo podle VOP FIDIC si při definování obsahu „Nepředvídatelný“ strany smlouvy specifikují obsah pojmu tak, že „nepředvídatelný znamená takový, jenž nemůže být důvodně předpokládán zkušeným zhotovitelem k datu podání nabídky“ a v ustanoveních smlouvy jej strany používají ve spojení s fyzikálními podmínkami na a pod povrchem staveniště (tzv. skryté překážky). § 23/7 ZVZ naproti tomu vyžaduje objektivně nepředvídané okolnosti, tedy bez ohledu na míru zkušeností „zkušeného zhotovitele“ a vůbec pouze zhotovitele. ZVZ předpokládá objektivně nepředvídané okolnosti a objektivní nelze posuzovat testem zkušeného zhotovitele
4 Dodatečné práce vyplývající z nedostatečné přípravy
Některé dodatečné práce jsou vyvolány nedostatečnou přípravou, máme na mysli přípravou položek rozpočtu, chybami v projektu, početními chybami v cenách nabídky atd. Dodatečné práce (více práce) vyplývající z nedostatečné přípravy je snaha považovat (bez dalšího rozlišování) za práce objektivně předvídatelné s nemožností aplikovat § 23/7 ZVZ (?)
5 VOP FIDIC Red Book rozlišuje mezi
- nedostatečnou přípravou projektu a - nedostatečnou přípravou staveniště ve smyslu odhalení skrytých překážek neboli nepředvídatelných fyzikálních podmínek. Obě kategorie jsou rizikem objednatele (čl. 17/3 g),h), přičemž pouze u působení přírodních sil se aplikuje test zkušeného zhotovitele. § 23/7 ZVZ nemá výslovně upraven postup při nedostatečné přípravě. Objednatel může zadat pouze takové dodatečné práce, které a) nebyly v původních zadávacích podmínkách, b) jejich potřeba vznikla v důsledku, objektivně nepředvídaných okolností, c) jsou nezbytné pro provedení díla.
6 Dodatečné práce vyplývající z přečerpání položky
Při realizaci stavebních prací dochází k měření a v některých případech k přečerpání dané položky rozpočtu. Práce vyplývající z přečerpání položek je snaha považovat za dodatečné práce (více práce) objektivně předvídatelné s nemožností aplikovat § 23/7 ZVZ (?)
7 Podle VOP FIDIC probíhá měření prostavěných položek, neboť veškerá použitá množství jsou pouze odhadovaná (čl. 14/1) a správce stavby teprve odsouhlasí cenu podle měření (čl. 14/1 a čl. 12/3). Při čerpání položek se tedy výslovně předpokládá rozdíl oproti nabídce. Podle ZVZ zadávací dokumentace může obsahovat podmínky překročení ceny; přesto je nejnižší cena nejčastěji jediným kritériem hodnocení nabídky.
8 Které dodatečné práce vyplývají z nepředvídatelných okolností, které měl zkušený zhotovitel vědět a objednatel je proto nehradí? A které dodatečné práce vyplývají z objektivně předvídaných okolností s nemožností aplikace § 23/7 ZVZ ? A kdy je třeba k řádnému vzniku závazku k platbě ceny vyhlásit novou veřejnou soutěž, a kdy ne a kdy případně jen JŘBÚ. . Bohužel nejistota výkladu vede k paušalizování hodnocení, takže chvíli jsou všechny nebo žádné dodatečné práce (více práce) předvídatelné a chvíli zase nepředvídatelné namísto rozboru, které náklady (překročení ceny) jsou umožněny samotnou smlouvou (VOP FIDIC) a jaký je skutečný dopad toho, že je VOP FIDIC součástí zadávací dokumentace. (?) VOP FIDIC Red Book v souladu se ZVZ definuje podmínky překročení ceny (dodatečné práce) a pouze ty práce, které v zadávacích podmínkách chybí, nejsou předvídány, nevyplývají z dokumentace zakázky a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, lze považovat za dodatečné práce, pokud jsou stále nezbytné pro provedení původních prací.
9 dana.stumpova@jsklaw.cz dana.stumpova@seznam.cz
Stáhnout ppt "Nepředvídatelné práce a jejich úhrada v rámci fondů EU"
Uvedení do problematiky veřejných zakázek Mgr. Kateřina Slováčková
Veřejné zakázky odlišnosti v ROP Jihovýchod, časté chyby
Obchodní podmínky FIDIC, The RED BOOK pro projekty, spolufinancované z

References: § 23
 § 23
 § 23
 § 23
 čl. 12
 § 23