Source: http://docplayer.es/2534673-Metodologia-basica-de-gestion-de-proyectos-octubre-de-2003.html
Timestamp: 2017-01-24 12:07:42+00:00

Document:
⭐Metodología básica de gestión de proyectos. Octubre de 2003
Download "Metodología básica de gestión de proyectos. Octubre de 2003"
1 Metodología básica de gestión de proyectos Octubre de 20032 Dentro de la metodología utilizada en la gestión de proyectos el desarrollo de éstos se estructura en tres fases diferenciadas: Fase de Éjecución y control Cierre de proyecto Tiene como objetivo fundamental establecer y concretar el ámbito, calendario, presupuesto, recursos, etc. del proyecto hasta el nivel que permita al Responsable de gestionar eficazmente y articular las actividades que conducen al éxito del proyecto. Fase de Fase que comprende la gestión del cambio, el seguimiento y control del proyecto, el análisis y el reporting. Se lleva a cabo el seguimiento de la planificación asegurando el cumplimiento de todos los hitos y gestionando los cambios mediante la actualización de la Planificación de s y la comunicación a todos los implicados. Fase de Cierre de El objetivo fundamental es formalizar la aceptación final del proyecto, asegurándose una correcta transmisión del conocimiento a los usuarios recopilando la documentación final, así como la organización de la salida del equipo de trabajo de una manera ordenada y secuencial. Página 23 Fase de Planificación Punto de Acuerdo Aceptación del Plan de Programa Punto de Acuerdo Aceptación del Plan de Programa Cierre de proyecto Programa Planificación Se trata de un programa o proyecto? Diseño del Equipo de Gestión de Creación del Plan de Orientación del Equipo de Establecimiento de las bases del Plan de Establecimiento de las bases del Plan de Página 34 Cierre de proyecto Diseño del Equipo de Gestión de Creación del Plan de Orientación y Preparación de Recursos Aprobación del Plan de En este momento se determinará el alcance del proyecto, cronogramas, recursos, etc. a un nivel en el que se gestione el esfuerzo necesario para poder llevar a cabo el proyecto con éxito. Los diferentes aspectos a tratar serán: Definición de etapas, actividades y tareas a realizar Dependencias y prioridades entre tareas Fechas de inicio y fin de cada tarea Perfiles asociados a la realización de las tareas Estimación del tiempo necesario por tarea Agregación y cálculo de fechas y el esfuerzo total del proyecto Definición de los productos a obtener en las tareas Página 45 Diseño del Equipo de Gestión de Este conjunto de actividades implica el diseño y configuración de la estructura organizativa y de comunicación del equipo de Gestión de. La estructura de comunicación deberá estar reflejada tanto en el organigrama como en el propio plan de comunicación. Una vez se establezca la estructura organizacional, se podrá seleccionar e involucrar en el proyecto al personal necesario para cubrir las necesidades detectadas. Una organización y gestión efectiva de los recursos humanos es crucial para el éxito del proyecto, por lo que se deberá prestar especial atención a estas tareas para asegurar que la organización del proyecto cubre todas las necesidades del mismo. Diseño Detallado de la Organización del Obtención Recursos Diseñar detalladamente la organización del proyecto. Identificación y documentación de los roles y responsabilidades así como las relaciones de reporting incluidas en el modelo organizativo. Una vez que el diseño organizativo se complete, los esfuerzos deberán dirigirse a la selección de los recursos humanos necesarios para formar parte del equipo directivo del proyecto. Página 56 Creación del Plan de. Los Planes de detallados describirán qué actividades han sido completadas durante el transcurso del proyecto (objetivos, etc) y definirá cómo deberá llevarse a cabo el trabajo restante (acercamiento, calendario, recursos necesarios, objetivos de calidad, planes de reducción de riesgos, responsabilidades y canales de comunicación). Es importante asegurar que los componentes de los planes de proyecto detallados estén alineados en cuanto a su estrategia y que obtengan la aprobación de los responsables. Durante toda la vida del proyecto se deberá llevar a cabo un contínuo refinamiento de los componentes del propio Plan de Desarrollo Detallado de los Planes de Gestión Definición detallada del alcance del proyecto Desarrollo Detallado del WBS Definición Detallada de los Recursos de Desarrollo Detallado del Calendario Desarrollo Detallado de los Costes y Pricing de Desarrollo Detallado del Presupuesto del Creación de un Plan de completo y detallado, consolidando los resultados de planes de proyecto anteriores con las actividades desarrolladas en la etapa inicial de creación del Plan de. Estas actividades deberán llevarse a cabo en los inicios de la fase de planificación. Conclusión del RMAP Hasta que se complete el Plan de de Forma Detallada Página 67 Orientación y Preparación de Recursos. Esta actividad se centra en introducir y formar a los miembros del equipo de proyecto así como en la asignación de los recursos físicos necesarios. Se trata de un proceso típico de preparación de los miembros del equipo para disponer de ellos de forma efectiva una vez se distribuyan las autorizaciones de trabajo oportunas. El proceso se divide en dos actividades principales. La primera de ellas se centra en el desarrollo de una Carpeta Orientativa que se deberá distribuir a los miembros del equipo del proyecto, así como en la creación de políticas, procedimientos y material de formación. La segunda actividad asegurará que los materiales sean distribuidos a los miembros del equipo adecuados y asegurará que los miembros que se vayan incorporando al equipo obtengan una introducción al proyecto adecuada Desarrollo de la Carpeta de Orientación Preparación de Recursos Los miembros del equipo necesitan una orientación acerca del proyecto de forma tanto general como específica (roles y responsabilidades), así como su relación con los demás miembros de la compañía, tanto dentro como fuera del entorno del proyecto. Este proceso de orientación puede incluir infomación del proyecto así como formación complementaria (metodologías empleadas, entorno de trabajo utilizado en el proyecto) La orientación debe involucrar activamente a los miembros del equipo para que puedanhacerse cargo del trabajo a realizar. Página 78 Establecimiento del Documento de Control de. El Documento de Control de se trata de un marco común que deberá se utilizado en cada proyecto. La estructura de este documento se conforma en base a cuatro listados de puntos a tener en cuenta. Cada lista corresponde a una fase del proyecto (planificación, ejecución, control y cierre). La documentación a incluir en esta apartado es: listas de procesos, documentos clave, entregables, correspondencia clave y otra información que deba ser archivada y conservada. Los beneficios clave de este documento son: correcta definición de los procedimientos y documentación de calidad, documentos conformes y variaciones aceptadas, localización unificada donde se encuentran los documentos clave de todos los proyectos. Actualización del Fichero de Control de. Creación del Documento de Control de Creación de la Documentación Base del. Página 89 Aprobación del Plan de Como resultado se obtiene la aprobación formal del Plan de por parte de los agentes apropiados Esta actividad consta de dos tareas 1) Involucración del equipo de proyecto 2) Obtención de la aprobación. Estas tareas serán repetidas hasta la aprobación y aceptación completa del Plan de. Durante el proceso de aprobación pueden surgir modificaciones a realizar en algún componente del Plan de. Una vez estas modificaciones son confirmadas y reflejadas en los planes de proyecto, se deberá llevar a cabo un nuevo proceso de aprobación del plan revisado. Al final de la fase de planificación, es importante revisar los planes definidos para asegurar que éstos cubren los objetivos fijados y satisface el alcance definido. Aprobación del Plan de Finalización de las de la Fase de Planificación Obtener la Aprobación Formal del Plan de y por consiguiente, la involucración del equipo para la entrega de los productos del proyecto. Página 910 Cierre de Fase de Aceptación del Plan de Programa Punto de Acuerdo Aceptación de los Entregables Punto de Acuerdo Control de Cambios Ejecución del Plan de Seguimiento de Modificación de Aceptación Reporting Página 1011 Cierre de Ejecución del Plan de Seguimiento de Control de Cambios Reporting Modificación del Aceptación El objetivo de esta actividad será completar las tareas de acuerdo a la planificación realizada, obtener la aprobación del usuario a los productos intermedios realizados y controlar el desarrollo del proyecto desde el punto de vista de horas de dedicación y fechas. Esta actividad comenzará con una reunión con todos los responsables del proyecto, en la que se asignarán las tareas definidas en la planificación a los miembros del equipo de trabajo. En este momento se analizará y reportará la situación del proyecto a todos los responsables. Si existen modificaciones a la planificación se realizarán las modificaciones oportunas y la comunicación a los responsables implicados. Página 1112 Ejecución del Plan de Consiste en dos actividades principales: 1) Lanzamiento del proyecto; 2) Asignar paquetes de trabajo a los miembros del equipo. La segunda actividad incluye la comunicación efectiva del alcance del proyecto, presupuesto, calidad, esfuerzos, riesgos y requerimientos de tiempo a los miembros del equipo. Para mantener el enfoque, el Plan de y sus componente deberá actualizarse de forma continua. Finalmente, el equipo de proyecto deberá realizar el trabajo necesario para el desarrollo de los entregables requeridos. Lanzamiento de Versiones de Trabajo El objetivo de este punto es el uso de las líneas establecidas por el Plan de para dirigir de forma correcta a los miembros del equipo, agentes externos y proveedores y así mantener el enfoque deseado durante la ejecución del proyecto. Asegurar que cada miembro del equipo, agente externo y proveedor conoce los procedimientos establecidos y qué responsabilidades y trabajo ha sido asignado a cada uno. Página 1213 Seguimiento de Gestiona el funcionamiento del proyecto en relación a las estimaciones realizadas inicialmente de esfuerzo, tiempo, calidad y riesgos. Después de la asignación de los paquetes de trabajo a los miembros del equipo, el Gerente del proyecto deberá identificar los problemas potenciales o actuales mediante la medida y monitorización del progreso y comportamiento en relación a las líneas establecidas en el Plan de. El gerente de proyecto será el responsable de comunicar el estado del proyecto. En esta etapa, el gerente de proyecto obtendrá la aprobación formal de los entregables internos por parte de todos los agentes designados a tal efecto. Evaluación del Estado del Aceptación Interna de Entregables Reporte del Estado del Recoger, por parte del gerente, los datos cualitativos necesarios para establecer si el proyecto está siendo llevado a cabo de acuerdo con el plan definido. Evaluar todos los paquetes de trabajo del proyecto según esfuerzo, puntualidad en la entrega, calidad, riesgo y cualquier problema identificado. Asegurar la aceptación formal de los entregables una vez completados. Página 1314 Control de cambios El control de los cambios, comprende el análisis del impacto de los mismos en el proyecto y la selección/recomendación de la mejor forma de actuación. Al presentar las acciones correctivas, la información se describe en cada punto donde se produzca un impacto, personal, coste y tiempo. La provisión de distintas opciones de una manera organizada puede ayudar a los gerentes del proyecto y al usuario a un mejor entendimiento de los resultados de su decisión. En el ámbito del control de cambios se incluyen las modificaciones del alcance, calendario y coste del proyecto. El método o técnica utilizada en el seguimiento y documentación de cualquier cambio en el proyecto deberá ser descrito. Adicionalmente, se incluyen los niveles de responsabilidad y aprobación que deberán estar incluidos en el documento de control. Determinación de las necesidades de cambio Investigación y Propuesta de Solución Negociación y Obtención de Aprobación Facilitar al equipo de gestión del proyecto el análisis del impacto de los cambios en un proyecto y el modo de gestionar los cambios a través de un proceso disciplinado de control de cambios Durante el ciclo de vida del proyecto Página 1415 Reporting El Reporting medirá la salud del proyecto de forma regular y asegurará que la información del funcionamiento del proyecto sea distribuida a los agentes interesados. El gerente de proyecto recoge de forma regular información acerca de la situación del proyecto a lo largo de toda la duración del mismo y revisa la información mediante un análisis que se incorpora en los reports distribuidos de acuerdo al plan de comunicaciones del proyecto. Medición del Rendimiento Informes de Redimiento Facilitar de forma regular, a los agentes oportunos, la información cualitativa, cuantitativa y de análisis necesaria. De esta forma se informa de cuál es la situación del proyecto y de cómo resultará a su finalización. Página 1516 Modificación del Las modificaciones del proyecto consisten principalmente en dos actividades: Actualización del Plan de y Nuevas Versiones de Trabajo. La actualización del Plan de incluye la revisión y actualización del Plan basándose en los cambios aprobados desde el Control de Cambios. Esto incluye una comunicación efectiva a los miembros del equipo acerca de los cambios a realizar en el alcance, presupuesto, calidad, esfuerzos, riesgo y requerimientos de tiempo. Las versiones del nuevo trabajo aportan la información necesaria para comunicar los requerimientos necesarios a los miembros asignados del equipo a tal efecto. Actualización del Plan de Nuevas Versiones de Trabajo Actualizar las líneas base del Plan de para aportar una renovada dirección a todos los miembros del equipo, agentes externos y proveedores y para renovar el enfoque basado en las modificaciones del Plan de. Asegurar que cada miembro del equipo de trabajo tiene conocimiento de los procedimientos para realizar modificaciones al proyecto y qué responsabilidades y nuevos trabajos han sido asignados a cada uno basándose en los cambios determinados por el Control de Cambios. Página 1617 Aceptación La aceptación formal de todos los entregables finales se realiza mediante la firma por parte de los responsables. Esta firma de documentos implica que los entregables cubren o exceden las expectativas planteadas y definidas con anterioridad. La realización un procedimiento de transición formal asegura que los recursos son transferidos al usuario de forma apropiada. Para asegurar que todos los pasos requeridos de la fase de ejecución y control del proyecto han sido completados y que el equipo puede proceder a la fase de cierre, se documentan todos los puntos a tener en cuenta. Finalización de Entregables y Aceptación Transición de los Recursos de Finalización de las de la Fase de Ejecución y Control Asegurar que los entregables son aceptados y firmados por los agentes relevantes especialmente de los puntos clave del ciclo de vida del proyecto. Asegurar que la documentación de finalización de la fase de ejecución y control ha sido completada. Completar la transmisión de los entregables y los recursos. Página 1718 Cierre de Cierre de Cierre de Fase de Cierre Aceptación de los Entregables Punto de Acuerdo Cierre Aceptación de los Documentos de Cierre Punto de Acuerdo Evaluación del Cierre del Plan de A realizar para cada Página 1819 Cierre de Cierre de Evaluación del Cierre y Transferencia del Conocimiento Cierre de El objetivo de la fase final de Cierre del es formalizar la aceptación del final del proyecto, asegurándose de una correcta transmisión del conocimiento al usuario, así como organizar la salida del equipo de trabajo de una manera ordenada y secuencial. Durante este periodo se recopilará toda la documentación final del proyecto, realizando un análisis final y reuniéndose con el usuario cuando haya transcurrido un cierto periodo de tiempo desde la salida del equipo de trabajo. Página 1920 Cierre de Evaluación del El feedback interno se recoge a través de un proceso de autoevaluación de la práctica. El gerente del proyecto completará una encuesta parecida que en este caso incluirá preguntas relacionadas con la conformidad con nuestros procedimiento internos de calidad. El feedback del usuario es recogido a través de uso de la encuesta de satisfacción del usuario o a través de entrevistas personales. En los contratos de duración superior a un año, la evaluación de la satisfacción del usuario se realiza cada seis meses. Una vez se recibido el feedback, se establecen sesiones con los miembros del equipo de cara a la discusión de los resultados y la identificación de áreas de mejora. Realización de la Revisión Completa Obtención del Nivel de Satisfacción del usuario Obtener feedback relacionado con la aplicación por parte de los miembros del equipo acerca de la gestión de procesos que calidad/riesgos Solicitar feedback a los usuarios en relación al nivel de satisfacción con nuestros servicios. Página 2021 Cierre de Cierre y Transferencia del Conocimiento El Cierre del implica la celebración de una reunión de cierre con el equipo de proyecto y el análisis del cumplimiento de las expectativas. Así mismo se elabora un análisis Final del. Cierre del con el Equipo de del usuario Finalización de la Documentación de Compartición de Conocimiento Finalización de la Tareas Administrativas Conclusión de las de la Fase de Finalización y Cierre Establecer el fin de proyecto de forma efectiva y la evaluación de los resultados obtenidos. Establecer una reunión con el usuario después de un periodo de tiempo para determinar si se han cumplido los beneficios y el éxito del proyecto. Página 21 Documentos relacionados
Gestión de Proyectos A Guide to the Project Management Body of Knowledge (Pmbok Guide) Profesor Guillermo E. Badillo Astudillo Todas las slides siguientes están tomadas de la guía de los fundamentos para Más detalles INICIO PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL CIERRE. Etapas de un proyecto. Conoce las 5 etapas por las que todo proyecto debe pasar.
Sinopsis de la gestión de s de acuerdo con el estándar del Project Management Institute Conceptos básicos Qué es un? Es un grupo de proyectos gestionados de modo coordinado para obtener beneficios y el Más detalles Resumen del Contenido del Examen PMP
Resumen del Contenido del Examen PMP Tareas Dominio I Inicio del Proyecto - 13 % Realizar una valoración del proyecto basada en la información disponible, mediante reuniones con el patrocinador, el cliente, Más detalles Etapas y Áreas de Conocimiento en la Gestión de Proyectos
Etapas y Áreas de Conocimiento en la Gestión de Proyectos Curso 2009-2010 Etapas y Áreas de Conocimiento La metodología PMBOK consta de varios procesos, que se pueden agrupar por: Etapas: Indican orden Más detalles Project and Portfolio Management [PPM] Sustainable value creation. Conocimiento + Experiencia + Imaginación
Project and Portfolio Management [PPM] Sustainable value creation. Conocimiento + Experiencia + Imaginación SoftExpert Project and Portfolio Management [PPM] Suite es la solución más robusta, funcional Más detalles Planificación de Sistemas de Información
Recibido: 06 de agosto de 2009 Aceptado: 21 de octubre de 2009 SOFTWARE PLANNING PROJECTS UNDER THE PMI GUIDELINES PLANEACION DE PROYECTOS DE SOFTWARE BAJO LINEAMIENTOS DEL PMI MSc. Mauricio Rojas Contreras Más detalles El Cierre de los Proyectos
El Cierre de los Proyectos Autor: Norberto Figuerola El cierre de proyectos ha sido y sigue siendo uno de los capítulos más abandonados de la gerencia de proyectos. Inclusive muchas publicaciones o capacitación Más detalles FICHA TÉCNICA DEL CURSO [GDP01] GESTIÓN DE PROYECTOS
FICHA TÉCNICA DEL CURSO [GDP01] GESTIÓN DE PROYECTOS OBJETIVOS: Definir el concepto de Dirección de Proyectos Identificar las figuras y participantes que intervienen en un proyecto Establecer una metodología Más detalles Plan de Administración del Proyecto
L México 2002 Atención Ciudadana y Gestión de Programas Sociales Plan de Administración del Proyecto Introducción: El Plan de Administración del Proyecto provee información de cómo el proyecto debe ser Más detalles Mtro. Carlos Eugenio Ruíz Hernández Rector. Dr. José Radamed Vidal Alegría Secretario Académico
Con fundamento en la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chiapas (Artículo 4 Fracción I, Artículo 18, Fracción III y V, Artículo 25, Fracción XIV), se expide el presente documento, el cual tiene Más detalles Project and Portfolio Management [PPM] Sustainable value creation.
Project and Portfolio Management [PPM] Sustainable value creation. SoftExpert Project and Portfolio Management [PPM] Suite es la solución más robusta, funcional y fácil para priorizar, planificar, gestionar Más detalles MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA EL ESTADO COLOMBIANO MECI 1000:2005
1 SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES REGIDAS POR LA LEY 87 DE 1993 1. INTRODUCCIÓN 1.1 GENERALIDADES Al Presidente de la República, con sujeción a lo dispuesto en las Leyes 87 de 1993 y 489 Más detalles ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS. Ing. Juan M. Ibujés Villacís, MBA
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS Contenido tomado de referencia de la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK ) Cuarta edición Juan M. Ibujés Villacís Más detalles Capítulo 4. GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO
Capítulo 4. GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO Dante Guerrero Piura, 2013 FACULTAD DE INGENIERÍA Área Departamental de Ingeniería Industrial y de Sistemas Capítulo 4. GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL Más detalles JYA, UNA NUEVA METODOLOGÍA
JYA, UNA NUEVA METODOLOGÍA Diego Jódar Ogáyar Departamento de Empresa y Tecnología, Enginyeria i Arquitectura La Salle Barcelona, España Montserrat Griñó, Juan Carlos Matsushita, Francisco Javier Vázquez Más detalles PROF PROF INFORME VISIÓN GLOBAL DE CMM ÍNDICE
it Gestión Informática GESTIÓN INFORMÁTICA INFORME VISIÓN GLOBAL DE CMM Autor: Yan Bello. Consultor principal de it ÍNDICE Definición. Los 5 niveles del CMM Carencias frecuentes en las empresas Beneficios Más detalles ANEXO 4 - REQUERIMIENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS PMO DE INFORMATICA
GESTIÓN DE PROYECTOS CON PMBOOK 5 EDICIÓN Somos Centro de Entrenamiento Oficial por PMI. BENEFICIO DE ESTUDIAR EN PMI Los Proveedores Registrados de Educación (REP) son organizaciones educativas que han Más detalles de evaluación para la acreditación de títulos oficiales de Grado, Máster y Doctorado
Criterios y directrices de evaluación para la acreditación de títulos oficiales de Grado, Máster y Doctorado B6_06/03/2013 Índice 1. INTRODUCCIÓN... 2 2. MARCO DE REFERENCIA... 3 3. PROPÓSITOS DE LA ACREDITACIÓN... Más detalles GESTIÓN DE PROYECTOS CON PMBOK 5º EDICIÓN
GESTIÓN DE PROYECTOS CON PMBOK 5º EDICIÓN Curso oficial reconocido por PMI. Cibertec ha sido reconocido como Centro de Entrenamiento Oficial por PMI. 1. Qué es un Proveedor Registrado de Educación de PMI Más detalles 3 - PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS
PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del Más detalles CONTROL DE VERSIONES. Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo SIGLAS DEL PROYECTO
CONTROL DE VERONES Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 0.1 CH AV AV 18-06-07 Versión original PROJECT CHARTER NOMBRE DEL PROYECTO Programa de Capacitación 2007 GLAS DEL PROYECTO CASA Más detalles Visibilidad en la Cadena de Suministro.
Visibilidad en la Cadena de Suministro. Ing. Nataly Sanchez. 1 ; Ing. Pedro Gutierrez. 2 ; Ing. Víctor Quitiaquez. 3 1. Introducción. El concepto de cadena de suministro hace referencia al seguimiento Más detalles Implantación y Aceptación del Sistema
y Aceptación del Sistema 1 y Aceptación del Sistema ÍNDICE DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS... 2 ACTIVIDAD IAS 1: ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE IMPLANTACIÓN...5 Tarea IAS 1.1: De finición del Plan de... 5 Tarea IAS Más detalles RESUMEN de la GESTIÓN de PROYECTOS
16-0079 / 29-0952 FORMULACIÓN PROYECTOS Descripción General: Provee una introducción que abarca el ciclo de vida completo del desarrollo de un proyecto, desde que se concibe en los niveles más altos de Más detalles LISTADO DE DOCUMENTOS ISO Fecha de actualización: 28 de julio de 2008.
DOCUMENTOS GENERADOS POR EL ISO/TC 176 ISO 9000 Sistemas de gestión de la - Fundamentos y Vocabulario ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la Requisitos Establece el punto de partida para entender la serie Más detalles Gestión de proyectos internacionales.
enero 2009 www.bibliopos.es Gestión de proyectos internacionales. 1. LOS PROGRAMAS EUROPEOS. Características comunes a todos los programas: Plurianualidad. Transnacionalidad. Efecto demostrativo. Participación: Más detalles Nota de Información al cliente ISO 26000 Proceso de auditoría
Nota de Información al cliente ISO 26000 Proceso de auditoría La presente nota explica las principales fases del proceso de certificación y auditoría de Sistemas de Gestión de Responsabilidad Social según Más detalles Figura (1) diagrama del PHVA aplicado a la Metodología a de las 5 S
6.6 Seguimiento El proceso de seguimiento dentro de la implementación de la metodología de las 5 S, requiere, antes que nada, tener una comprensión clara y un concepto uniforme, de qué significa cada uno Más detalles Análisis del Sistema de Información
Análisis del Sistema de Información ÍNDICE DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS... 2 ACTIVIDAD ASI 1: DEFINICIÓN DEL SISTEMA... 6 Tarea ASI 1.1: Determinación del Alcance del Sistema... 6 Tarea ASI 1.2: Identificación Más detalles Pautas y recomendaciones para la calidad de la formación de los empleados públicos Premio INAP 2013 Pautas y recomendaciones para la calidad de la formación de los empleados públicos Índice 1. Objetivo Más detalles METODOLOGIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS INSTITUCIONAL
METODOLOGIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS INSTITUCIONAL Versión 1.0 Enero - 2004 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Lima - Perú INDICE 1. ALCANCE...3 2. CONCEPTOS...3 2.1. MARCO CONCEPTUAL Más detalles Mejora de la Seguridad de la Información para las Pymes Españolas
Mejora de la Seguridad de la Información para las Pymes Españolas Noviembre 2010 1 Objetivos Los objetivos de esta jornada de presentación a las Empresas participantes en PYMESecurity son: Presentar la Más detalles EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. DIRECCIÓN CONTROL INTERNO PROYECTO NORMALIZACIÓN ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
DCI-PN-EA-01 VERSIÓN 02 Página 2 de 12 TABLA DE CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. ROL... 3 3. PROFESIONALIDAD... 3 4. AUTORIDAD... 4 5. ORGANIZACIÓN... 4 6. INDEPENDENCIA Y OBJETIVIDAD... 5 7. ALCANCE... Más detalles PRESENTACIÓN CMMI: (CAPABILITY MATURITY MODEL INTEGRATION)
PRESENTACIÓN CMMI: (CAPABILITY MATURITY MODEL INTEGRATION) INDICE 1. Introducción 2. Estructura CMMI 3. Nivel 2 4. Nivel 3 5. Nivel 4 6. Nivel 5 7. Bibliografía INTRODUCCIÓN Qué es y por qué usar CMMI? Más detalles Nota de Información al cliente ISO 9001 Proceso de auditoría
Nota de Información al cliente ISO 9001 Proceso de auditoría La presente Nota de Información al Cliente explica las principales fases del proceso de certificación y auditoría de Sistemas de Gestión de Más detalles NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 501 EVIDENCIA DE AUDITORÍA CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA DETERMINADAS ÁREAS
NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 501 EVIDENCIA DE AUDITORÍA CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA DETERMINADAS ÁREAS (NIA-ES 501) (adaptada para su aplicación en España mediante Resolución del Instituto de Más detalles Metodología Dharma de Dirección de Proyectos (MDDP) sobre CA PPM
Dharma Consulting es una empresa dedicada a proporcionar soluciones de negocios para la gestión organizacional de proyectos. Estas soluciones están orientadas a resolver problemas y a mejorar los resultados Más detalles TALLER DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN PMP
TALLER DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN PMP DEFINICIÓN El Project Management Institute (PMI) es una organización internacional sin fines de lucro que asocia a profesionales relacionados con la Gestión Más detalles Gestión del Servicio de Tecnología de la información
Gestión del Servicio de Tecnología de la información Comentario de la norma ISO 20000 bajo el enfoque de ITIL Autor: Francisco Tejera (ISO 20000 Practitioner) Agenda 1-2-3 INTRODUCCIÓN 4 5 REQUISITOS GENERALES Más detalles La colaboración de la gestión documental con la auditoría documental: su aplicación a entornos regulados
La colaboración de la gestión documental con la auditoría documental: su aplicación a entornos regulados Por Juan Ramón Gutiérrez Villar Juan Ramón Gutiérrez Villar, ingeniero superior de telecomunicación, Más detalles 2. EL MODELO CMMI. En 1991, el Instituto de Ingeniería de Software (SEI) publicó el Modelo de
2. EL MODELO CMMI 2.1 ANTECEDENTES DE CMMI En 1991, el Instituto de Ingeniería de Software (SEI) publicó el Modelo de Capacidad de Madurez (CMM). Dicho modelo está orientado a la mejora de los procesos Más detalles Examen de Fundamentos de ITIL
Examen de Fundamentos de ITIL Ejemplo A, versión 5.1 Selección tipo test Instrucciones 1. Debe intentar contestar las 40 preguntas. 2. Marque sus respuestas en lápiz en la hoja anexa 3. Usted tiene 60 Más detalles PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD- CHILE TÉRMINOS DE REFERENCIA
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD- CHILE TÉRMINOS DE REFERENCIA CONSULTORIA: PROGRAMA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y TEAM BUILDING PARA LA OFICINA DEL PNUD CHILE RECURSOS HUMANOS Más detalles Ingeniería del So=ware II
Ingeniería del So=ware II Tema 03. Fundamentos de Ges1ón de Proyectos Juan Hernández Marqués DPTO. DE MATEMÁTICAS, ESTADÍSTICA Y COMPUTACIÓN juan.hernandez@unican.es Este tema se publica bajo Licencia: Más detalles PROPUESTA PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA NORMA UNE- ISO 20000EN EL GRUPO TECNOCOM
PROPUESTA PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA NORMA UNE- ISO 20000EN EL GRUPO TECNOCOM Eduardo Álvarez, Raúl Blanco, Evelyn Familia y Marta Hernández. Pertenece el sector de la TI Es una de las cinco mayores compañías Más detalles FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE AUDITORÍA INTERNA
DOCUMENTO TÉCNICO N 83 Versión 0.1 + FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE AUDITORÍA INTERNA Este documento técnico describe los principales pasos para desarrollar la etapa de planificación estratégica en Más detalles Pasando de ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015
ISO 9001 Transition guide Revisiones ISO Pasando de ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015 El nuevo estándar internacional para los sistemas de gestión de la calidad ISO 9001 Sistemas de Gestión de Calidad- Guía Más detalles Minimice los riesgos para la migración de red del centro de datos
Minimice los riesgos para la migración de red del centro de datos Optimice su arquitectura e inversión de TI y, al mismo tiempo, reduzca la complejidad y los riesgos Los Servicios de migración de centros Más detalles Gestión de. Proyectos
Planificación del Monitoreo y Seguimiento en la Gestión de Proyectos II Seminario de Gestión de Proyectos y Calidad Ministerio del Ambiente Lima, 05 de Diciembre de 2013 01 El Problema Los estudios realizados Más detalles Presentación del Curso Virtual GERENCIA DE PROYECTOS EMPRESARIALES CON PROJECT
Presentación del Curso Virtual GERENCIA DE PROYECTOS EMPRESARIALES CON PROJECT Tabla de contenido Gerencia de Proyectos Empresariales con Project... 3 Presentación del curso... 3 Objetivos de aprendizaje... Más detalles PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS
PROCEDIMIENTO REGISTRO DE CAMBIOS FECHA DE VIGENCIA/ VERSIÓN No. NUMERAL DESCRIPCION U ORIGEN DEL CAMBIO Página 1 de 7 1. OBJETIVO Este procedimiento tiene como objetivo determinar la conformidad y eficacia Más detalles GRUPAYA PROJECT MANAGEMENT
GRUPAYA PROJECT MANAGEMENT (Febrero 2003) ÍNDICE 1.- GRUPAYA PROJECT MANAGEMENT. 2.- PROJECT MANAGEMENT, ESQUEMA Y DESARROLLO DEL SERVICIO 2.1.- Redacción de proyectos. 2.2.- Análisis de los proyectos Más detalles REACU. Red Española de Agencias de Calidad Universitaria RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE LOS TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIALES DE GRADO Y MÁSTER
REACU Red Española de Agencias de Calidad Universitaria RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE LOS TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIALES DE GRADO Y MÁSTER Documento de trabajo Julio de 2011 1 1. PRÓLOGO El presente Más detalles GESTIÓN DE TIC. Gestión de Proyectos con Microsoft Project Professional 2013
Las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) son actualmente un factor clave en las organizaciones que les permite mantener su competitividad en un mundo cada vez mas globalizado. En la actualidad Más detalles Evaluación n de Relaciones Internacionales
Programa de Evaluación de Relaciones Internacionales Formación del Comité Interno Salamanca, octubre 2005 Propósito fundamental del programa Promover y mejorar la calidad de las actividades desarrolladas Más detalles DIPLOMADO EN GERENCIA ESTRATÉGICA DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS PARA EL SECTOR PÚBLICO
DIPLOMADO EN GERENCIA ESTRATÉGICA DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS PARA EL SECTOR PÚBLICO Índice 1. PRESENTACIÓN... Error! Marcador no definido. 2. OBJETIVOS... Error! Marcador no definido. 3. COMPETENCIAS... Más detalles Desarrollo del enfoque de gestión por procesos en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la UPCH Versión 1.0
Desarrollo del enfoque de gestión por procesos en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la UPCH Versión 1.0 Preparado por: Ing. Alberto Fernández Bringas Asesor de la DUGEC, Docente UPCH Revisado Más detalles Introducción a la Gerencia de Proyectos. Resumen. Introducción.
Introducción a la Gerencia de Proyectos Edwin Monzón C. Ing. de Planeamiento y Control de Proyectos, Compañía Minera San Martín Resumen A nivel mundial la utilización de estándares en la dirección de proyectos Más detalles METODOLOGÍA DE GESTION DE PROYECTOS
METODOLOGÍA DE GESTION DE PROYECTOS CONTENIDO CONTENIDO... 2 ALCANCE... 4 MARCO METODOLÓGICO... 4 ETAPAS DEL PROCESO... 5 1. ETAPA 0: INICIACIÓN...5 FASE DE INICIO...5 2. ETAPA 1: PLANEAMIENTO...6 FASE Más detalles Gestión del Portfolio de Proyectos HP Portfolio & Project Management. Información de Producto. 2010 Dirección de Consultoría
Gestión del Portfolio de Proyectos HP Portfolio & Project Información de Producto 2010 Dirección de Consultoría 2 1. Introducción Actualmente las organizaciones necesitan hacer frente a la complejidad Más detalles LOS INDICADORES DE GESTIÓN
LOS INDICADORES DE GESTIÓN Autor: Carlos Mario Pérez Jaramillo Todas las actividades pueden medirse con parámetros que enfocados a la toma de decisiones son señales para monitorear la gestión, así se asegura Más detalles Project Management Based in PMI
CURSO DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS - PMP Objetivos Generales: Adquirir los conceptos y las estrategias y practicar los procedimientos y técnicas necesarios para el desempeño de las funciones asociadas Más detalles DOCUMENTO DE PLANIFICACIÓN
INFORME ANUAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SOBRE DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LOS CONTENIDOS DEL A.C.P.M.C.S. EN LAS UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA AÑO 2013/14 Más detalles Examen de certificación Objetivos: PK0-003
Examen de certificación Objetivos: PK0-003 INTRODUCCIÓN El examen CompTIA Project + está diseñado para profesionales de negocios involucrados con proyectos. Este examen certificará que el candidato exitoso Más detalles Septiembre 2014. Novedades en la norma ISO 9001:2015
Septiembre 2014 Novedades en la norma ISO 9001:2015 Introducción La actual norma ISO 9001, en vigor desde 2008, está en proceso de revisión. Ya sufrió una anterior revisión de la versión del año 2000 cuyos Más detalles Facultad de Posgrados y Educación Continua Centro de Capacitación y Entrenamiento en Proyectos - CCEP
Curso de Entrenamiento en Gestión de Proyectos con Ms Project 2013 Del 7 de mayo al 25 de junio de 2016 40 horas-clase Horario: sábados de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. Nombre del módulo Módulo 1: Introducción Más detalles PROTOCOLO PARA LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LOS TÍTULOS OFICIALES DE GRADO Y MÁSTER
PROTOCOLO PARA LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LOS TÍTULOS OFICIALES DE GRADO Y MÁSTER Documento elaborado a partir del: 1. Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007 Más detalles PROGRAMA DEL DIPLOMADO DE PROCESO BENCHMARKING.
PROGRAMA DEL DIPLOMADO DE PROCESO BENCHMARKING. UNIDAD 6. LA SATISFACCIÓN Y LEALTAD DEL CLIENTE OBJETIVO: Este tema tiene como meta comprender y entender los principios y valores que las empresas deben Más detalles 1. Responsable del Sistema de Garantía Interna de Calidad del plan de estudios.
SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD La información contenida en este apartado puede referirse tanto a un sistema propio para la titulación como a un sistema general de la universidad o del centro responsable Más detalles Enginyeria del Software III
Enginyeria del Software III Sessió 3. L estàndard ISO/IEC 15504 Antònia Mas Pichaco 1 Introducción El proyecto SPICE representa el mayor marco de colaboración internacional establecido con la finalidad Más detalles PRIMAVERA CONTRACT MANAGEMENT
PRIMAVERA CONTRACT MANAGEMENT HOJA DE DATOS ORACLE CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES NUEVO: Interfaz de usuario actualizada NUEVO: Repositorio de contenidos NUEVO: Control de versión NUEVO: LDAP NUEVO: Utilidad Más detalles 1 PRINCIPIOS GENERALES DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIAL. 3 2 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA. 7
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE UN DOCUMENTO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA APLICACIÓN DE LAS AUDITORÍAS DE SEGURIDAD VIAL EN COLOMBIA 1 PRINCIPIOS GENERALES DE AUDITORÍA DE Más detalles Objeto del trabajo. Introducción
Título del trabajo: Gestión de programas y proyectos de mejora continua Autor: Kanterewicz, Pablo Mario Dirección de correo electrónico: pkant@pka-consult.com.ar Objeto del trabajo Este artículo tiene Más detalles PROCESOS Y PROCEDIMIENTO METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS EN CORPAC S.A.
214 CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL SA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS EN CORPAC SA Área de Organización y Métodos CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN Más detalles Iniciación y Planificación del Proyecto
Iniciación y Planificación del Proyecto Para cuando dijo que lo quería??? Ingeniería de Software 2 Iniciación y Planificación del Proyecto 1 Agenda Iniciación del Proyecto: Entradas Iniciación del Proyecto: Más detalles Grupo de procesos de Planificación
Grupo de procesos de Planificación Fuentes: Information Technology Project Management, Fifth Edition, Copyright 2007 PMBOK, Cuarta edición Preparó: Ing. Ismael Castañeda Fuentes Objetivos de Aprendizaje Más detalles GESTIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE
GESTIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE LA PLANIFICACIÓN de proyectos se define como la predicción de la duración de las actividades y tareas a escala individual. LA ESTIMACIÓN se define como la predicción de Más detalles Gerenciamiento de Proyectos. Estándar PMI. Cambio Organizacional UDELAR
Gerenciamiento de Proyectos Estándar PMI Cambio Organizacional UDELAR Agenda Concepto de Proyecto Qué es la dirección de proyectos? PMI y Guía del PMBOK Dirección de Proyectos Áreas de Conocimiento 2 Definición Más detalles Programa de Formación de Auditores
Programa de Formación de Auditores Sistemas de Gestión de la Calidad Módulo 2 Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos Objetivo del módulo Comprender: Los requisitos de la norma ISO 9001:2008 para el Más detalles UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL EVALUACION DE LAS FASES DE ÉXITO EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DEL ALMACEN DE PRODUCTOS TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: INGENIERO Más detalles Manual de la Calidad MC-SGC
MC-SGC Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Nombre Cargo Firma Fecha Encargado Alejandro Jara la 10-12-2008 calidad Claudia Ramírez Mariana Schkolnik Representante de la Dirección Directora 10-12-2008 Más detalles Ges0ón de Proyectos So7ware
Ges0ón de Proyectos So7ware Tema 1. Fundamentos Carlos Blanco Bueno Félix Óscar García Rubio Este tema se publica bajo Licencia: Crea5ve Commons BY- NC- ND 4.0 Objetivos Conocer los conceptos básicos de Más detalles AUDITORIAS DE SISTEMAS DE CALIDAD ISO 9001: 2000. Fernando Criado García-Legaz Almería, 21 a 24 de octubre de 2002
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE CALIDAD ISO 9001: 2000 Fernando Criado García-Legaz Almería, 21 a 24 de octubre de 2002 Introducción Calidad Europea e Infraestructura Española Normas ISO 9000: 2000 y el sistema Más detalles Diplomado en Project Management
Diplomado en Project Management Objetivo General: Conocer y aplicar las mejores prácticas para la Dirección de Proyectos que recomienda el Project Management Institute (PMI ) con un enfoque vanguardista Más detalles PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE CONSULTOR LÍDER PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE EN EL ECUADOR
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE CONSULTOR LÍDER PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE EN EL ECUADOR Código de Proceso de Consultoría: VA ROLAC 2015 004 Localidad: Más detalles NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 600
NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 600 CONSIDERACIONES ESPECIALES-AUDITORÍAS DE ESTADOS FINANCIEROS DE GRUPOS (INCLUIDO EL TRABAJO DE LOS AUDITORES DE LOS COMPONENTES) (NIA-ES 600) (adaptada para su aplicación Más detalles 9.1. Responsable del Sistema de Garantía Interna de Calidad del plan de estudios.
9. SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD La información contenida en este apartado puede referirse tanto a un sistema propio para la titulación como a un sistema general de la universidad o del centro responsable Más detalles GESTION DE PROYECTOS SEGÚN LA GUIA DEL PMBOK
GESTION DE PROYECTOS SEGÚN LA GUIA DEL PMBOK Rocío Zelada Rück AGENDA Introducción a algunos conceptos clave Qué es un proyecto? La múltiple restricción La administración de proyectos Qué es un Gerente Más detalles Hoja Informativa ISO 9001 Comprendiendo los cambios
Revisiones ISO Hoja Informativa ISO 9001 Comprendiendo los cambios Cambios que se aproximan ISO 9001 de un vistazo Cómo funciona ISO 9001? ISO 9001 puede ser aplicado a todo tipo de organizaciones de cualquier Más detalles Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación de los trabajos de tratamiento de las fotografías del Archivo del Banco de España.
Secretaría General Marzo 2015 Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación de los trabajos de tratamiento de las fotografías del Archivo del Banco de España. 1/11 INDICE 1. Antecedentes 3 2. Más detalles PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL EJERCICIO DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD A NIVEL DE ORGANIZACIÓN
PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL EJERCICIO DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD A NIVEL DE ORGANIZACIÓN 1. Qué elementos incorporarías en el sistema? Estudio de la calidad ofrecida por la empresa. Verificar Más detalles AUDITORIA QUÉ ES UNA AUDITORIA? TIPOS DE AUDITORIA

References: Artículo 18
 Artículo 25
 Resolución 
in fine
 Real Decreto 
 Real Decreto