Source: https://rondasmexico.gob.mx/CNH-R01-L02-A2-2015/
Timestamp: 2018-11-15 08:47:40+00:00

Document:
CNH-R01-L02-A2-2015 - Rondas Mexico - Rondas Mexico - Rondas Mexico
CNH-R01-L02-A2-2015Jonathan Lopez2018-10-10T14:05:18+00:00
Contrato CNH-R01-L02-A2/2015
Contratista Hokchi Energy, S.A. de C.V., y E&P Hidrocarburos y Servicios, S.A. de C.V.
Avance: 1% de 22 años 6 meses de la Desarrollo.
Gas (miles de pies cúbicos diarios) 0
Pozos productores (número) 0
100% UT acreditadas
Programa Minimo de Trabajo (PMT) 130,000
Incremento al PMT 130,000
PMT total 260,000
Acreditadas 301,818
07-ene-18
Comprometidos 1 5
En cada uno de los pozos: registros geofísicos, MDT, análisis de núcleos, pruebas PVT, prueba de produccion de alcance extendido / reprocesamiento e interpretación de sísmica 3D.
Plan de Evaluación 06-abr-2016 28-jul-2016 Aprobado CNH.07.001/16
Programa de Trabajo y Presupuesto 2017 06-abr-2016 28-jul-2016 Aprobado CNH.07.001/16
Perforación del pozo Hokchi-2 05-ago-2016 12-sep-2016 Autorizado CNH.E.45.002/16
Perforación del pozo Hokchi-3DEL 08-nov-2016 22-dic-2016 Autorizado CNH.UTEXP.002/2016
Perforación del pozo Hokchi-4DEL 20-ene-2017 24-feb-2017 Autorizado CNH.UTEXP.012/2017
Perforación del pozo Hokchi-5DEL 16-mar-2017 04-may-2017 Autorizado CNH.UTEXP.022/2017
Modificación del Plan de Evaluación 23-mar-2017 07-abr-2017 Aprobado CNH.E.12.010/17
Perforación del pozo Hokchi-6DEL 19-jun-2017 07-jul-2017 Autorizado CNH.UTEXP.035/2017
Solicitud de liberación de garantía 30-oct-2017 14-nov-2017 Aprobado
Plan de Desarrollo 18-dic-2017 27-abr-2018 Aprobado CNH.E.26.001/18
Hokchi-2 29-oct-2016 18-dic-2016 Productor Aceite ligero
Hokchi-3DEL 07-ene-2017 15-feb-2017 Productor Aceite ligero
Hokchi-4DEL 07-mar-2017 13-abr-2017 Productor Aceite ligero
Hokchi-5DEL 11-may-2017 28-jun-2017 Productor Aceite ligero
Hokchi-6DEL 14-jul-2017 29-ago-2017 Productor Aceite ligero
PVT, Registros geofísicos, estudios de formación, MDT, núcleos, pruebas de producción de alcance extendido, reprocesamiento sísmico
La CNH publica la segunda Convocatoria y las bases para el proceso de Licitación Pública Internacional CNH-R01-L02/2015.
Se publica en el Diario Oficial de la Federación el fallo de la Licitación en el cual se declara la adjudicación del Contrato a Pan American Energy LLC, en consorcio con E&P Hidrocarburos y Servicios, S.A. de C.V.
Durante la 51° Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno de la CNH del 2015, se autoriza la suscripción del Contrato para la Extracción de Hidrocarburos bajo la modalidad de Producción Compartida en aguas someras, correspondiente al Área Contractual 2
La CNH firmó, en representación del Estado, el Contrato de Exploración y Extracción de Hidrocarburos con el contratista Hokchi Energy, S.A. de C.V., y E&P Hidrocarburos y Servicios, S.A. de C.V.
Queda inscrito en el Registro del Fiduciario con el número de registro RF-C005-2016-002.
Hokchi Energy, S.A. de C.V. presenta a consideración de la CNH el Plan de Evaluación, Primer Programa de Trabajo y Primer Presupuesto.
Presentación de Programa de Trabajo y Presupuesto 2017
Hokchi Energy, S.A. de C.V., y E&P Hidrocarburos y Servicios, S.A. de C.V. presenta el Programa de Trabajo y Presupuesto 2017 para aprobación de la CNH.
El Órgano de Gobierno de la CNH aprueba en la Resolución CNH.07.001/16 el Plan de Evaluación, Primer Programa de Trabajo y Presupuesto del Primer Programa de Trabajo presentado por Hokchi Energy, S.A. de C.V., durante su 7ª Sesión Ordinaria de 2016.
Aprobación del Programa de Trabajo y Presupuesto 2017
El Órgano de Gobierno de la CNH aprueba en la Resolución CNH.07.001/16 el Programa de Trabajo y Presupuesto 2017 presentado por Hokchi Energy, S.A. de C.V., y E&P Hidrocarburos y Servicios, S.A. de C.V.
Solicitud de autorización de pozo exploratorio
El Contratista solicita la autorización de la CNH para perforar el pozo Hokchi-2
Autorización para perforar un pozo
El Órgano de Gobierno de la CNH autoriza en la Resolución CNH.E.45.002/16 la perforación del Pozo Exploratorio Marino Hokchi-2 durante su 45ª Sesión Extraordinaria de 2016.
El Contratista solicita la autorización de la CNH para perforar el pozo Hokchi-3DEL
La CNH autoriza llevar a cabo la perforación del pozo Hokchi-3DEL mediante la Resolución CNH.UTEXP.002/16.
El Contratista solicita la autorización de la CNH para perforar el pozo Hokchi-4DEL
La CNH autoriza llevar a cabo la perforación del pozo Hokchi-4DEL mediante la Resolución CNH.UTEXP.012/2017.
El Contratista solicita la autorización de la CNH para perforar el pozo Hokchi-5DEL
Solicitud de Modificación del Plan de Evaluación
Hokchi Energy, S.A. de C.V., y E&P Hidrocarburos y Servicios, S.A. de C.V. solicita a la CNH Modificación del Plan de Evaluación
Modificación al Plan de Evaluación
El Órgano de Gobierno de la CNH emite la resolución CNH.E.12.010/17 sobre la Modificación al Plan de Evaluación presentado por Hokchi Energy, S.A. de C.V., para el Área Contractual 2, de la Segunda licitación de la Ronda 1.
La CNH autoriza llevar a cabo la perforación del pozo Hokchi-5DEL mediante la Resolución CNH.UTEXP.022/2017.
Primera factura por venta de hidrocarburos
La CNH generó la primera factura por venta de hidrocarburos obtenidos durante la prueba de producción del pozo Hokchi-4DEL, por un monto total de $183,084.62 dólares. El total de aceite producido fueron 4,201 barriles con una calidad de 29.4 grados API y se comercializó a un precio de 37.57 dólares por barril. El comercializador fue Pemex Exploración y Producción a través de P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V.
Hokchi Energy, S.A. de C.V., y E&P Hidrocarburos y Servicios, S.A. de C.V.solicita la autorización de la CNH para perforar pozo Hokchi-6DEL
La CNH autoriza llevar a cabo la Perforación del pozo Hokchi-6DEL mediante la resolución CNH.UTEXP.035/2017
Hokchi Energy, S.A. de C.V., y E&P Hidrocarburos y Servicios, S.A. de C.V. solicita liberación de garantía
Autorización de liberación de garantía
La CNH autoriza la liberación de garantía solicitada por Hokchi Energy, S.A. de C.V., y E&P Hidrocarburos y Servicios, S.A. de C.V.
Presentación del Plan de Desarrollo
Hokchi Energy, S.A. de C.V., y E&P Hidrocarburos y Servicios, S.A. de C.V. presenta, a consideración de la CNH, el Plan de Desarrollo
Aprobación del Plan de Desarrollo, Programa de Trabajo y Presupuesto
El Órgano de Gobierno de la CNH mediante las resoluciones CNH.E.26.001/18, CNH.E.26.002/18 y CNH.E.26.003/18 emite dictamen técnico respecto al Plan de Desarrollo, Programa de Trabajo, y Presupuesto del período de desarrollo, respectivamente, presentados por Hokchi Energy, S.A. de C.V.
Hokchi PA
1 93° 22′ 30″ 18° 39′ 30″
2 93° 22′ 30″ 18° 39′ 00″
3 93° 21′ 00″ 18° 39′ 00″
4 93° 21′ 00″ 18° 38′ 30″
5 93° 18′ 30″ 18° 38′ 30″
6 93° 18′ 30″ 18° 36′ 30″
7 93° 19′ 30″ 18° 36′ 30″
8 93° 19′ 30″ 18° 36′ 00″
9 93° 20′ 30″ 18° 36′ 00″
10 93° 20′ 30″ 18° 36′ 30″
11 93° 22′ 30″ 18° 36′ 30″
12 93° 22′ 30″ 18° 37′ 00″
13 93° 23′ 00″ 18° 37′ 00″
14 93° 23′ 00″ 18° 38′ 30″
15 93° 23′ 30″ 18° 38′ 30″
16 93° 23′ 30″ 18° 39′ 30″
Hokchi PB
1 93° 21′ 00″ 18° 38′ 30″
2 93° 21′ 00″ 18° 39′ 00″
3 93° 18′ 30″ 18° 39′ 00″
4 93° 18′ 30″ 18° 38′ 30″
Todas las formaciones geológicas que forman parte del Cenozoico.
Participación del Estado (%) 70.00
Valor ponderado de la propuesta económica 68.000
Nombre del operador Hokchi Energy, S.A. de C.V.
Superficie (km2) 39.598
Fecha efectiva (firma del contrato) 7 de enero de 2016
Prórrogas del contrato 2 prórrogas de 5 años
Periodo de exploración/evaluación 2 años
Periodo adicional de exploración/evaluación 1 años
Número de Registro Fiduciario RF-C005-2016-002
Fecha de alta en el Registro del Fiduciario 4 de febrero de 2016
Acta Entrega-Recepción Área contractual 2
Inventario de Activos CNH-R01-L02-A2
Inventario de Pozos y Materiales en el área contractual.
Socios/Accionistas Hokchi Ibérica, S.L.U., Baplor S.A., y Pan American Energy LLC
Empresa E&P Hidrocarburos y Servicios, S.A. de C.V.
Socios/Accionistas Energy Developments & Investment Corporation, y Energy Developments & Investment Corporation Spain S.L.
Socios/Accionistas BP Argentina Exploration Company, Bridas Corporation, Bridas Investment Ltd., y BP Alternative Energy North America Inc.
Cotiza en bolsa No cotiza
Garantía Corporativa PanAmerican Energy LLC
Garantía Corporativa Energy Developments and Investments Corporation
Programa Mínimo de Trabajo 130,000
Incremento en el Programa Mínimo 130,000
Total del Contrato 260,000
Pozo delimitador Por pozo 45,000
Registros geofísicos: Resistividad 3D, densidad, neutrón, sónico dipolar Por estudio 1,500
Registro de Rayos Gamma Por estudio 1,500
Estudios de Formación (MDT) Por estudio 1,500
Reproceso e interpretación de información sísmica 3D Por km2 3.0
Análisis de núcleos Por estudio 300
Estudios PVT Por estudio 50
Prueba de producción de alcance extendido Por prueba 15,000
Precio del Crudo Brent (2)
Entre 70 y 75 1, 044
Mayor a 110 1,341
(2) El precio del Crudo Brent será el promedio simple de las cotizaciones diarias para el Crudo Brent ICE observadas durante los noventa (90) días previos a la fecha en la que se determina la penalización respectiva.
Incremento al Programa Mínimo de Trabajo
Perforación pozo delimitador 90,000 90,000 180,000
Prueba de producción 30,000 30,000 60,000
Registro de rayos gamma 3,000 3,000 6,000
Registros de resistividad 3,000 3,000 6,000
Registros de densidad-neutrón 3,000 3,000 6,000
Registro sónico dipolar 3,000 3,000 6,000
Presiones de formación 3,000 3,000 6,000
Estudios de formación (MDT) 3,000 3,000 6,000
Análisis de núcleos de pared 1,800 0 1,800
Núcleos de pared 300 0 300
Estudios PVT 100 100 200
Reprocesamiento sísmico 3D 0 120 120
Total 140,200 138,220 278,420
Primer año de desarrollo 25
A partir del primer año de desarrollo se incrementara a una tasa constante
En el año 2025 debe ser al menos 35
Programa de Cumplimiento de Contenido Nacional presentado por el Operador
Concepto Gasto en millones de pesos % Estimado de Contenido Nacional Gasto en millones de pesos % Estimado de Contenido Nacional Gasto en millones de pesos % Estimado de Contenido Nacional
1. Bienes y servicios 1,228.70 19.10% 2,254.20 16.08% 3,682.90 17.09%
2. Mano de obra 0 0.00% 0 0.00% – –
3. Servicios de Capacitación 1.7 80.00% 1.1 80.00% 2.8 80.00%
4.1. Construcción y operación de centros de investigación y desarrollo 0 0.00% 0 0.00% –
4.2. Financiamiento y contribuciones a programas de inversión y desarrollo de tecnología 0 0.00% 0 0.00% –
4.3. Valor y regalías de patentes desarrolladas 0 0.00% 0 0.00% –
4.4. Formación especializada 17.4 100.00% 0 0.00% 17.4 100.00%
4.5. Selección, adaptación e implementación de tecnologías 0 0.00% 0 0.00% –
5. Infraestructura 0 0.00% 0 0.00% –
Total 1,247.90 20.31% 2,455.30 16.11% 3,703.20 17.53%
Definición de acuerdo a Guía de Economía:
1 Gasto a realizar por el contratista en el rubro de bienes y servicios.
2 Pagos estimados a trabajadores involucrados en las tareas materia del contrato, siempre que sean realizados directamente por el contratista.
3 Pago estimado por los servicios de capacitación contratados por el contratista en actividades relacionadas con el contrato.
4 Se refiere al monto de gasto planeado en este rubro para cada etapa del proyecto, conforme a la Metodología.
5 Se refiere al monto de gasto en infraestructura física local o regional que se realizará en cada etapa del proyecto.
Igual o menor a:
1,000,000 dólares
Operador determinará libremente los procedimientos y métodos para elegir al proveedor.
Valor mayor de:
1,000,000 dólares y hasta 20,000,000 dólares
Operador deberá contar con al menos 3 cotizaciones y justificar cualquier cotización elegida que supere el 5% de la inferior.
20,000,000 dólares
Operador deberá realizar una licitación o concurso público internacional.
ene-2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
feb-2016 0.00 118,341.12 0.00 0.00 0.00
mar-2016 0.00 345,907.63 0.00 0.00 0.00
abr-2016 0.00 628,015.39 0.00 0.00 0.00
may-2016 0.00 551,073.15 0.00 0.00 0.00
jun-2016 0.00 984,305.37 0.00 0.00 0.00
jul-2016 0.00 2,037,753.25 0.00 0.00 0.00
ago-2016 0.00 8,630,244.91 0.00 0.00 0.00
sep-2016 0.00 2,435,636.52 0.00 0.00 0.00
oct-2016 0.00 351,534.97 0.00 0.00 0.00
nov-2016 0.00 4,429,832.60 0.00 0.00 0.00
dic-2016 0.00 4,891,225.70 0.00 0.00 0.00
ene-2017 0.00 7,998,085.66 0.00 0.00 0.00
feb-2017 0.00 2,437,313.33 0.00 0.00 0.00
mar-2017 0.00 7,987,076.61 0.00 0.00 0.00
abr-2017 0.00 9,745,653.17 0.00 0.00 0.00
may-2017 0.00 12,622,557.10 0.00 0.00 0.00
jun-2017 0.00 10,080,963.50 0.00 0.00 0.00
jul-2017 0.00 10,859,899.61 0.00 0.00 0.00
ago-2017 0.00 6,674,763.91 0.00 0.00 0.00
sep-2017 0.00 11,634,703.36 0.00 0.00 0.00
oct-2017 0.00 4,613,010.59 0.00 0.00 0.00
nov-2017 0.00 11,498,066.32 0.00 0.00 0.00
dic-2017 0.00 13,189,257.61 0.00 0.00 0.00
ene-2018 0.00 1,095,733.52 0.00 0.00 0.00
feb-2018 0.00 1,388,935.38 0.00 0.00 0.00
mar-2018 0.00 706,411.78 0.00 0.00 0.00
abr-2018 0.00 1,593,389.35 0.00 0.00 0.00
may-2018 0.00 1,105,407.57 0.00 0.00 0.00
jun-2018 0.00 118,285.10 1,189,178.75 0.00 0.00
jul-2018 0.00 0.00 2,518,266.24 0.00 0.00
Total 0.00 140,753,384.08 3,707,444.99 0.00 0.00
ene-2016 37,535.71
feb-2016 46,544.28
mar-2016 46,544.28
abr-2016 46,544.28
may-2016 46,544.28
jun-2016 46,544.28
jul-2016 46,544.28
ago-2016 46,544.28
sep-2016 46,544.28
oct-2016 46,544.28
nov-2016 46,544.28
dic-2016 46,544.28
ene-2017 48,080.24
feb-2017 48,080.24
mar-2017 48,080.24
abr-2017 48,080.24
may-2017 48,080.29
jun-2017 48,080.29
jul-2017 48,080.29
ago-2017 48,080.29
sep-2017 48,080.29
oct-2017 48,080.29
nov-2017 48,080.29
dic-2017 48,080.29
ene-2018 51,267.93
feb-2018 51,267.93
mar-2018 51,267.93
abr-2018 51,267.93
may-2018 51,267.93
jun-2018 25,633.96
Dictamen del Plan de Evaluación presentado por Hokchi Energy, S.A. de C.V. Área Contractual 2
Dictamen del Primer Programa de Trabajo presentado por ENI México, S. de R.L. de C.V. Área Contractual 1
Dictamen del Primer Presupuesto presentado por ENI México, S. de R.L. de C.V. Área Contractual 1.
Dictamen Técnico. Modificación al Plan de Evaluación presentado por Hokchi Energy, S.A. de C.V. Área Contractual 2.
Dictamen Técnico del Plan de Desarrollo para la Extracción presentado por Hokchi Energy, S.A. de C.V.
7ª Sesión Ordinaria de 2016
12ª Sesión Extraordinaria de 2017
26ª Sesión Extraordinaria de 2018
abr-17 1.50 140
may-17 0 0
jun-2017 0 0
jul-2017 0 0
ago-2017 0 0
sep-17 2.20 124
abr-17 1.50 51
sep-17 2.20 1
abr-17 1.50 1
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA)

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución