Source: http://docplayer.es/2732064-Doctrina-contrato-de-obra-publica-el-precio-modalidades-procedimiento-de-certificacion-y-pago-por-el-dr-rodolfo-carlos-barra-165-el-precio.html
Timestamp: 2017-06-23 09:35:55+00:00

Document:
Doctrina CONTRATO DE OBRA PUBLICA. El precio. Modalidades. Procedimiento. de certificación y pago. * Por el Dr. Rodolfo Carlos BARRA El Precio. - PDF
Doctrina CONTRATO DE OBRA PUBLICA. El precio. Modalidades. Procedimiento. de certificación y pago. * Por el Dr. Rodolfo Carlos BARRA El Precio.
Download "Doctrina CONTRATO DE OBRA PUBLICA. El precio. Modalidades. Procedimiento. de certificación y pago. * Por el Dr. Rodolfo Carlos BARRA. 165. El Precio."
Eugenio Herrero Benítez
1 Doctrina CONTRATO DE OBRA PUBLICA El precio. Modalidades. Procedimiento de certificación y pago. * Por el Dr. Rodolfo Carlos BARRA 165. El Precio. El precio, en el contrato de obra pública, es la contraprestación en dinero que paga la comitente de la obra a cambio de la ejecución y entrega de la misma (1). Acreedor del pago del precio es, naturalmente, el constructor de la obra, sobre quien pesa, a su vez, la obligación de realizar su prestación en la calidad, plazo y condiciones pactadas. y según. resulte de la naturaleza a ejecutar, pues es propio del régimen jurídico de este contrato que el cumplimiento de la obligación de una de las partes sea causa y efecto, a la vez, del cumplimiento de la contraprestación a cargo de la otra contratante. El contrato de obra pública se caracteriza así por ser un contrato oneroso y conmutativo (2) donde la existencia de prestaciones recíprocas en una armónica relación de equivalencia real (3) pone en evidencia a los elementos fundamentales del acuerdo, que en sus relaciones principales configuran el "régimen exorbitante" o sistema jurídico del contrato en estudio (ver supra, T.I, Cap. 1, parág. 3). El precio es así un elemento esencial del contrato (4) por lo que, como tal, tiene que encontrarse determinado en el momento mismo en que se celebra el acuerdo contractual y conforme ello haya sido convenido como consecuencia del previo procedimiento de selección del contratista estatal. Por ello se ha se-. El presente trabajo corresponde al Capítulo xv del Temo 3 del libro "Contrato de Obra Pública", Editorial Abaco, de próxima publicación. Doctrina / 72 ñalado en supra T.I. Cap. IV, parág. 32, no es aplicable al caso la hipótesis prevista en el Artículo 1627 del Código Civil, lo que contradeciría lo dispuesto en los Artículos 4, 7, 21 y concordante de la L.N.O.P. N , salvo supuestos de excepción como las contrataciones directas por especial urgencia (Artículo 9, inciso c), Ley N ) que por las características propias de la necesidad comunitaria a satisfacer no se cuente con tiempo, no sólo de llamar a una licita- ción pública o privada, sino siquiera a discutir el precio con el constructor. Como se ve este es un supuesto realmente excepcional que sólo confirma la re- gia antes enunciada: el precio, en el contrato de obra pública, debe estar expre- samente pactado. Los principios antes enunciados tienen también aplicación, sin perjuicio de sus variantes propias, en los distintos sistemas de ejecución de la obra pública (supra, T.I. Cap. V, parág. 34). En todos ellos el contratista (constructor; concesionario) realiza su prestación a cambio de una contraprestación deter- minada o determinable en dinero, la que estará a cargo, directa o indirectamente, de la comitente de la obra. Es que en ningún caso el contratista podrá verse privado de percibir el verdadero valor de la obra, que queda" resumido, en última instancia, en una determinada suma de dinero. Así sucede con las hipótesis que suelen ponerse como excepciones al principio analizado, como por ejemplo el caso del contratista que es pagado con los materiales resultantes de la demolición de una construcción ya existente. (5). En este caso, cualquier circunstancia ajena a la responsabilidad del contratista que impida que con el valor de realización o utilización de los materiales obtenidos por la demolición, aquél pueda cobrarse el verdadero precio o valor de la obra ejecutada, impondrá a la comitente el pago de la diferencia en dinero, sin perjuicio de que pueda cumplir con otras modalidades siempre equivalentes a la suma de dinero adeudada. La misma situación ocurre con el contrato de concesión de obra pública donde, como ya se ha visto (supra T.I, Cap. VI, parág. 50) el concesionario-constructor percibe el precio de la obra mediante el resultado de su explotación. Pero esto es sólo una modalidad instrumental que no exime a la comitente-concedente de su obligación de pagar el precio real de la obra (en dinero o con cualquier modalidad reconducible a dinero, por ejemplo mediante la extensión del plazo de concesión) si la explotación de la obra ejecutada no produce un resultado ajustado al "cierre" de la ecuación económico financiera contractual (supra, T.I, Cap. VII, págs. 53 a 58). Es decir que, aún cuando la contra prestación en favor del constructor se encuentre fijada en bienes distintos que el dinero, la naturaleza jurídica del contrato impondrá que se valore a dicha contraprestación conforme al precio en dinero de la obra, y no según la cantidad de los otros bienes comprometidos. La obra valdrá siem-.pre un determinado precio en dinero y no una determinada cantidad de años de explotación o 'una determinada cantidad y/o calidad de materiales rescatados de la demolición, etc Determinación del precio y principio de la remuneración del contratista En el parágrafo anterior se ha dicho que el precio del contrato de obra pú- 8/ R.A.P. (92)3 blica tiene que encontrarse determinado en el momento en que se celebra el acuerdo contractual, y ello por un imperativo legal, como ya se ha dicho, salvo supuestos de excepción que normalmente serán de escasa significación económica. Pero la afirmación anterior exige una mayor aclaración, por cuanto, en realidad, por la naturaleza misma del contrato de obra pública, lo determinado es sólo el precio en su valor nominal, pero no en su valor real, el que dependerá de distintas alternativas que podrán producirse durante la ejecución de los trabajos y será recién determinado en el momento de la confección del certificado final de cierre de cuentas. Es que en realidad, por aquel principio de la equivalencia real mencionado en el parágrafo anterior y por las razones que se irán desarrollando en los parágrafos y capítulos siguientes, el verdadero precio en el contrato de obra pública se adecua más al concepto de. 'valor" destinado a compensar la prestación efectivamente ejecutada, que a la identificación de. "un determinado monto de medios de pago", de acuerdo con los criterios utilizados por la doctrina civilista para distinguir a las llamadas "obligaciones de valor" de las "obligaciones de dinero" (6) y como tuve ocasión de sostener en otra oportunidad (7). Pero si el precio nominal es determinado, mientras que el precio real dependerá de la efectiva obra ejecutada, la remuneración del contratista, es decir la resultante de aplicar el criterio de la igualdad proporcional o comparativa durante el procedimiento de selección contractual, deberá mantenerse intangible durante toda la vida del contrato para respetar aquel criterio de igualdad antes mencionado. Se distinguen así dos conceptos: el del precio del contrato, en tanto que medida de la contraprestación a cargo del comitente de la obra, y el de remuneración del contratista, como valor resultante de la oferta y adjudicación que dio vida al contrato, al que se llegó en razón de un análisis comparativo de las exigencias económicas (amén de otras condiciones) del conjunto de los oferentes. La remuneración se convierte así en un concepto jurídico que indica una esfe-' ra de protección patrimonial del contratista, destinada a evitar que: por circunstancias ajenas a su responsabilidad, la contraprestación esperada pierda su "valor comparativo" (que, hipotéticamente, también existe aún cuando, en el caso concreto, no haya ocurrido una verdadera puja, por ejemplo, por no haber concurrido otros oferente s) que fue aquel que incidió para que su oferta fuese calificada como "la más conveniente" y en razón del cual se celebró el acuerdo de voluntades. Así el precio del contrato (el nominal, o básico contractual) variará para mantener intangible la remuneración comprometida. Es que aquel "precio" es sólo un dato diferencial, un modo de expresar, a un momento dado, el "valor comparativo" de la prestación del administrado que resultó adjudicatario. El verdadero precio, es decir la expresión numérica definitiva de la remuneración del contratista, será aquella que resulte de la certificación de los trabajos ejecutados (por los distintos conceptos que más adelante se analizarán) sometidos a corrección hasta la emisión de la certificación final. Doctrina / 94 Intangibilidad de la remuneración o equivalencia real de las prestaciones, son formas de expresar el alcance del especial régimen conmutativo del contrato de obra pública, que no puede ser analizado sin tener en cuenta el sentido último del procedimiento de selección del contratista, según fue desarrollado en capítulos anteriores Modalidades de Determinación del Precio. La determinación del precio del contrato está sometida a ciertas modalidades de índole técnica - con alguna relevancia jurídica - que hacen referencia a los distintos métodos de valorar la formación misma del precio de la obra y medir y contabilizar a los trabajos ejecutados, los que suelen clasificarse bajo la denominación genérica de "Sistemas de contratación" (8). En nuestro medio tales modalidades suelen clasificarse en las categorías principales de: a) unidad de medida; b) ajuste alzado y c) costo y costas, admitiéndose también la combinación de distintos sistemas entre sí (9). Esta es también.la clasificación que han seguido las legislaciones nacionales y provinciales en materia de obra pública, con muy ligeras modificaciones (10). a) Unidad de medida: En este caso se determinan precios por singularidades determinadas de la obra o por cada unidad elemental de la misma. Esta categoría puede, a la vez, subdividirse en dos especies (11): - Por unidad simple: en este caso se fija un precio por unidades o piezas determinadas de la obra, sin que se convenga el número de unidades totales que deben ser ejecutadas, por lo cual, como lo establece el Artículo 1639 del Código Civil"...el contrato puede resolverse por una y otra parte, concluidas que sean las partes designadas, pagándose la parte concluida". En realidad este sistema sólo excepcionalmente será aplicado en el contrato de obra pública, donde lo habitual (salvo supuesto de trabajos menores, generalmente referidos a ciertas tareas de reparación de obras ya existentes) será la existencia de un compromiso tendiente a la obtención de una obra completa y apta para su destino final. - Por unidad en el conjunto: De acuerdo con este sistema, si bien se establece un precio por cada unidad elemental de la obra, las partes se comprometen a la realización de una obra completa, susceptible de descomponerse en aquellas partes o unidades elementales previamente identificadas y valoradas. De esta manera el precio total de la obra resultará de la suma de los valores correspondientes a cada unidad, siempre en la cantidad efectiva de unidades que haya sido necesario ejecutar. Así, el Artículo del Pliego General único de Bases y Condiciones para la contratación de obras públicas del Neuquén (Ley 687 y Decreto 108/72) siguiendo lo dispuesto en el Proyecto CIMOP de 1970, establece bajo la denominación de "unidad de medida y precios unitarios" (es de destacar que en este cuerpo legal, como en todos aquellos que siguieron el Proyecto CIMOP, no se contempla expresamente al sistema de la unidad de medida simple): "Los proponentes deberán cotizar precios unitarios por cada ítem del presupuesto oficial; tales precios constituirán su oferta. Se aplicarán 10/ R.A.P. -(92)5 a los cómputos métricos del Presupuesto Oficial y la consiguiente suma de valores será el precio total de la propuesta". Y aclara: "Los precios unitarios cotizados por el adjudicatario serán aplicados a la cantidad de obra ejecutada dentro de cada ítem a efectos del pago de la obra". En este sistema, en realidad, cada unidad elemental de la obra tiene asignada un precio que es, en sí mismo, alzado, con las características que se verán al analizar la siguiente categoría (12) y así deberá. cada" ítem", ser considerado a efectos de la valoración de su precio total de ejecución, manteniéndose siempre vigente la obligación de las partes en cuanto a la realización de la totalidad del trabajo público comprometido. Es suficientemente descriptiva de la mecánica de aplicación de esa modalidad de determinación del precio de la obra, la regulación incorporada al Reglamento General de Contrataciones (Edición 1971) de Ferrocarriles Argentinos. en sus Artículos 106 a 108: "Artículo 106. INDIVISIBILIDAD DE LAS OBRAS: Las obras a contratar forman un conjunto indivisible y serán adjudicadas a un solo oferente, salvo indicación expresa en otro sentido que señale el Pliego de Condiciones Particulares". "Artículo 107. UNIDAD DE OBRA: Unidad de obra es la descripta en cada uno de los ítems del Presupuesto Oficial. Sub-ítem es cada una de las partes de obras o trabajos que componen un ítem. Se utilizarán los ítem para la liquidación de las obras o trabajos que se realicen por el sistema de ajuste alzado, y los subítem para la liquidación de las diferencias entre el cómputo métrico oficial y la cantidad de obra o trabajo realmente ejecutado en los casos de contrataciones por Unidad de Medida". "Artículo 108. PRECIO UNITARIO SU INTERPRETACION: El precio unitario de cada ítem y sub-ítem se entiende por la parte de obra o trabajo terminado conforme con su finalidad y comprende todos los gastos necesarios para la completa terminación de la parte de la obra o trabajo". Como se ve se parte de considerar a las obras como un "conjunto indivisible' " sin perjuicio de su detalle o discriminación por unidades o ítems, como una metodología que es igualmente apta para la contabilización del precio de la obra tanto en los contratos por unidad de medida como para los que han sido celebrados por el sistema de ajuste alzado. El Artículo 108 indica que el valor de cada unidad está establecido también de manera "alzada". lo que no quiere que su precio resulte absolutamente invariable, como se verá más adelante. Precisamente el Pliego de Cláusulas Generales de Bases y Condiciones para Licitaciones en Obras Públicas" reglamentario de la Ley N 9595 de obras públicas de la Provincia de Formosa, aprobado por Decreto 2115/84, establece al definir la contratación por unidad de medida (Artículo 9, apartado a) que "Los precios unitarios del proponente al que se le adjudique la obra, pasarán a ser, oportunamente, precios básicos contractuales y quedarán sujetos al régimen de variaciones de costos establecidos en la legislación vigente". b) Ajuste Alzado. Desde la perspectiva del Artículo 1633 este sistema o modalidad consiste en determinar un precio global para la realización de una Doctrina / 116 obra total y definida en sus aspectos esenciales y característicos. De esta manera el empresario o constructor asume totalmente el riesgo de la variación de los costos de la obra (salvo lo que corresponda por la aplicación de la teoría de la im-, previsión, regulada en el Artículo 1198 del Código Civil) tanto respecto de los derivados de variaciones en el mercado (aumento del precio de las materias primas, por ejemplo) como por la necesidad de realizar mayores inversiones en la obra, debido a modificaciones inevitables en el proyecto, dificultades del suelo, y otras razones generalmente de índole técnica. Por supuesto que el comitente también asume un riesgo, pues la obra pudo haberse ejecutado, cumpliendo con el proyecto y con los requisitos de calidad, características esperadas y correspondencia con el fin al que la obra debe servir, con una menor inversión (quizás producto de una menor cantidad de trabajo o un mayor aprovechamiento de la materia prima) que la prevista inicialmente (13). Como se verá más adelante, este sistema es jurídicamente contradictorio con el régimen del contrato de obra pública, o régimen jurídico exorbitante, de este contrato (14). De aquí que la práctica haya impuesto el término de "ajuste alzado relativo" (15) para identificar a aquellos contratos que si bien se adecuan a la metodología de formación del precio y de medición y contabilización de los trabajos propia del ajuste alzado (no obstante la posibilidad de discriminar los valores o precios unitarios por los rubros en que se descompone la obra) no admiten las consecuencias jurídicas que el derecho privado se reconoce para este tipo de contrataciones. Esto es lo que establece el ya citado Pliego Tipo de la Provincia de Formosa, en el apartado b) del Artículo 9: "El proponente dará un precio global para ejecutar la obra que se licita, presentando con la oferta el cómputo métrico y precios 'unitarios para cada ítem o partida del Presupuesto Oficial, como así también el análisis de precios de cada uno; estas cantidades y precios servirán de base para las certificaciones de trabajos y la conversión de las modificaciones. La Administración pagará al Contratista por la obra concluida de acuerdo con el proyecto, la suma global establecida en el contrato, con la variación que resulte, de las modificaciones establecidas entre las partes y de la ampliación del régimen de variaciones de costos dado por la legislación vigente',. c) Costo y costas: También denominado "coste y costas", consiste este sistema en un estricto traslado al comitente de todos los costos insumidos en la ejecución de la obra, de tal manera que el constructor aparece, desde esta perspectiva como un administrador del contrato que cobra por su servicio las "cos. tas" generalmente fijadas en un porcentaje sobre el "costo" o "expensas de obra" - que cubre su beneficio y gastos generales, sin perjuicio de que puedan establecerse contenidos diferentes para estos dos conceptos (15 bis). De esta manera no hay precio fijado para el contrato, el que será sólo posible de determinar al finalizar la construcción de acuerdo con la efectiva cantidad de inversiones realizadas. Por ello, en la etapa de selección del contratista, además de las calidades propias de la empresa, lo que se compara es el porcentaje ofertado por los distintos oferentes como "costas" o beneficio, o bien una retribución fija, que puede ser, en reemplazo del porcentaje, una alternativa de esta moda- 12/ R.A.P. (92)7 lidad contractual. No obstante lo expuesto, se trata también aquí de un verdadero contrato de construcción, en la medida que el empresario no deja de asumir todos los riesgos y responsabilidades propias de su calidad de constructor. Es decir, en contra de lo que aparenta, no es un contrato de los llamados "en economía" o "de administración" (16) sino una modalidad de contabilizar el precio del contrato de obra, que se utiliza generalmente en construcciones de una especial complejidad técnica, en las que no es posible fijar un precio de antemano, o en aquellas en las que se exige una determinada calidad en los materiales a emplear, por lo que la Administración comitente prefiere, entonces, llevar un especial control sobre las inversiones del contratista. Este sistema de "costo y costas" es mirado con desconfianza, seguramente por las complejidades administrativas que presenta, relativas a lo que se denomina "seguimiento del contrato". Por ello el Artículo 5, apartado c) de la Ley sólo lo admite en casos "de urgencia justificada o de conveniencia comprobada", salvedad que si bien no se encuentra reiterada en sus proyectos de reformas, sí es receptada por las legislaciones más modernas, como es el caso del Artículo 15 de la Ley 4416 de Mendoza (17). En realidad, en la medida que se establezca un correcto método de seguimiento contractual (lo que es posible de hacer, dado los medios técnicos y humanos con que cuenta o debe contar la Administración) y se admite la contratación en base a partidas presupuestarias meramente estimativas (que es lo que ocurre en la realidad, frente a los desfasajes de valor que sufren las obras como consecuencia de las distintas alternativas que las pueden afectar durante la realización de los trabajos), este sería el mejor método de valorización' de las obras y de pago de la prestación del contratista (18), con beneficio para los in-. tereses de ambas partes contratantes. La Administración tendría así una absoluta certeza de las inversiones efectivamente realizadas, y un mejor control de la calidad de los elementos incorporados a la obra, y el contratista se vería también resguardado frente a posibles alteraciones en la ecuación económico financiera contractual que, si bien deben serles compensadas por la comitente, siempre dan lugar a discusiones o litigios, con retardo en la percepción del crédito. En definitiva, el principio de la "intangibilidad de la remuneración del contratista" (ya analizado, en sus aspectos generales, en supra T.I, Cap. 1, parág. 8) convierte a todo contrato de obra pública en una suerte de "costo y costas" real, bajo el "ropaje" de cualquiera de las otras modalidades de determinación del precio, que sólo conservan valor como metodologías de medición del avance de las obras, lo que, por otra parte, no es contradictorio con el "costo y costas". De todas maneras la utilización de esta metodología (costo y costas) en sentido propio, sólo será posible en aquellas obras en las que se pueda precisar con un grado máximo de detalle el proyecto e ingeniería de la obra, para tener así identificados la cantidad y calidad de los insumos a invertir en la obra, sin perjuicio de las variaciones que posteriormente se impongan durante su construcción. De no ser esto posible, el "costo y costas" puede resultar desaconsejable pues podría ocurrir que el contratista eleve innecesariamente los costos para Doctrina / 138 ver así incrementadas las costas, si bien esto,podría evitarse fijando a este ultimo concepto en una suma determinada (no un porcentaje) sin perjuicio de su reajuste por actualización monetaria, en caso de resultar ello necesario. El párrafo anterior resulta contradictorio con la habitual afirmación relativa a que el sistema de "costo y costas" sólo procede cuando la falta de certeza acerca de los costos de ejecución de la obra es muy grande. Pero esta es una afirmación no armónica con el sistema jurídico del contrato de obra pública, pues se origina en la vieja tradición privatista del contrato (ya sea por ajuste alzado o por unidad de medida, aunque cada uno según sus características propias) a "precio fijo". Pero en el contrato de obra pública el precio es siempre variable, para mantener la remuneración intangible, según lo visto en supra, parág Por ello no es necesario "proteger" al contratista (en los casos de falta de certeza, siquiera aproximada sobre el costo de la obra) de eventuales desajustes, mediante el sistema del reembolso asegurado del costo. En el contrato de obra pública dicha protección es parte de su naturaleza jurídica de ahí que, precisamente, el método de "costo y costas" es el que más se parece (en su concepto) a lo que en realidad ocurre en el sistema remuneratorio del contrato en estudio. Por ello su aplicación se hace más sencilla (si se quiere utilizar esta expresión) en los casos de posible predeterminación, siquiera básica, de la cantidad y calidad de los insumos de la obra, ya que así se evitarán sorpresas desagradables en perjuicio de la Administración comitente. Cuando se carezca de tal certeza, parece resultar más razonable que el contratista oferte un precio (por ajuste alzado o por unidad de medida, según la naturaleza de la obra) que, por ser el valor básico sobre el cual se computarán todas las futuras variaciones sobre las que el constructor tenga derecho a que le sean reconocidas, siempre supondrá la asunción de un riesgo de su parte, riesgo que será trasladado, seguramente, al monto mismo del precio básico. Pero esta es ya una cuestión comercial, muchas veces influida por el grado de competencia que existe en orden a obtener un determinado contrato, que en sí misma no afecta a la esencia del sistema. Sin perjuicio de ello, lo cierto es que con el método del "costo y costas", ambas partes eliminan esta incidencia del riesgo: el contratista porque todos los costos serán pagados por la comitente; y esta última porque, si bien asume a tales costos, elimina el riesgo potencial de las ofertas de los concursantes, con lo cual ayuda a la "transparencia" y abaratamiento de las propuestas. De esta manera, en el procedimiento previo de selección, sólo se discutirán las "costas", además de la valoración de los antecedentes de los proponentes. Además, en algunos casos en que la naturaleza de la obra lo admita, se podría exigir la presentación de alternativas con propuestas para abaratar el "costo" de la obra, sin afectar a su calidad y funcionalidad, lo que también debería ser un elemento de importante poderación en orden a decidir la adjudicación. Claro está que los comentarios hechos en los párrafos anteriores son de "lege ferenda". De "lege data", ya se ha visto que existe una especial desconfianza sobre la utilización del "costo y costas", lo que seguramente es una expresión de la desconfianza que la Administración tiene sobre sí misma, en 14 / R.A.P. (92)9 cuanto a su capacidad para establecer un sistema eficaz y razonable de proyectación y presupuestación de la obra (en la faz preliminar del procedimiento con-' tractual) y de control y seguimiento del contrato, en su etapa de ejecución. Superada esta desconfianza en sí misma, nada impedirá que la Administración generalice la utilización de la modalidad del "costo y costas" que, como ya se ha visto está admitida por los proyectos de reformas de la ley nacional, al no considerado un sistema de excepción, regulación que ya es vigente en todas las legislaciones provinciales que han seguido, en el punto, los lineamientos del proyecto CIMOP de El pago. No cabe duda que la principal obligación de la Administración comitente es efectuar puntualmente el pago del precio convenido con el contratista como contraprestación por la ejecución del trabajo público y entrega de la obra terminada. Debe entenderse que esta obligación se refiere al pago del precio en cuanto éste signifique o responda a la remuneración integral e intangible a que el contratista tiene derecho, es decir, el precio básico contractual adicionado o disminuído por el juego de la obra, considerada en referencia a aquel valor básico por el cual se celebró el contrato. En este sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que "la oferta más las cláusulas de reajuste constituyen el precio del trabajo Que. pactado en tal forma, representa para el adjudicatario un derecho de carácter patrimonial protegido por el Artículo 17 de la Constitución Nacional" (19). En realidad, como fue visto en supra pag. 166, es el valor de adjudicación -comparativamente definido- el que más el régimen de reconocimiento de variación de costos (por cualquier tipo de variación y no sólo por la contemplada en la Ley y concordante, relativas a la variación de costos de los insumos) conforman la remuneración del contratista, la que debe mantenerse intangible por su calidad de derecho patrimonial constitucionalmente protegido. Lo realmente intangible es, entonces, aquella relación comparativa que estableció la Administración en el momento de adjudicar, entre otras las ofertas presentadas y en su examen o consideración frente a las exigencias del pliego y a las circunstancias exteriores (precios de mercado de los insumos, condiciones de terreno conocidas o supuestas, etc.) que objetivamente se tomaron en cuenta para otorgad e una base homogénea a aquella comparación de ofertas. "Por ello -siguió diciendo la Corte en el fallo citado- si se modificara la cláusula (de variación de costos) o se adoptara otro criterio de- reajuste, existiría violación de la igualdad que debe regir el procedimiento, en perjuicio de la adjudicataria, respecto de las demás firmas oferentes, que presupuestaron conforme con las previsiones contractuales a precios superiores". Por supuesto que, como se verá más adelante, en muchas ocasiones el mantenimiento de esta igualdad comparativa exigirá la modificación de distintas estipulaciones contractuales, dado que no sólo se debe tener en cuenta que los otros proponentes ofertaron precios superiores, sino que la adjudicataria presupuestó un precio inferior en Doctrina / 1510 una determinada relación, que es la que no debe modificarse, salvo circunstancias imputables al mismo contratista. Basta por ahora retener esta idea acerca del verdadero alcance de la obligación de pago de la comitente para ser susceptible de saldar el precio (en tanto que remuneración) del contrato El procedimiento contractual y el carácter provisional o definitivo de los pagos. El pago en el contrato de obra pública participa de la misma estructura procesal que le corresponde a este contrato como a todo otro contrato administrativo. Es que, en definitiva, el precio del contrato es estrictamente la contraprestación a la que la comitente se compromete en cambio o en retribución del cumplimiento de la prestación del contratista. Ya se ha visto que este último aspecto, c::l cumplimiento de la prestación del. contratista, está signado por la realización del trabajo público en aras a la concreción de una determinada obra pública (ver s~pra, T.I, cap. 11, parág. l0, y cap. IV, parág. 25). Desde esta perspectiva el empresario se encuentra obligado a ejecutar un trabajo según unas determinadas condiciones y a entregar la obra pactada en el tiempo y condiciones de calidad y características también convenidos. Qué es lo que paga el comitente? La ejecución del trabajo o la obra terminada? Es obvio que el precio pactado está orientado al pago de la obra terminada pero en tanto ésta es consecuencia de un determinado trabajo público, con las características ya estudiadas. Pero también es cierto que, hasta tanto la obra no se encuentre concluída a satisfacción, el constructor no habrá satisfecho su obligación y por lo tanto no será acreedor a la contraprestación esperada, es decir el pago del precio de la obra. Lo expuesto permite afirmar que el cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes transita como en dos andariveles: el primero es el dinámico, siempre de carácter instrumental respecto del resultado buscado, pero que tiene importancia, jurídicamente tiene exigibilidad en sí mismo, pues ambas parte aceptaron comprometerse en este tipo de contrato teniendo también en vista la naturaleza de las obligaciones a cumplir y a exigir en el estadio dinámico. El segundo de esos andariveles en realidad se establece en un punto fijo, no hay verdadero tránsito sino un punto de llegada y de permanencia. Es el momento estático del contrato, y también final, por cuanto todo aquello que se cumplió en la etapa anterior sólo tiene sentido en razón de este punto final que es la entrega de la obra y pago del saldo del precio adeudado. La obra y, la remuneración comprometidas serán entonces los verdaderos criterios para establecer si hubo solutio de las respectivas obligaciones, sin importar los cumplimientos (ejecuciones de trabajos, pagos periódicos) efectuados con anterioridad, pues éstos, para ambas partes, serán siempre provisionales y a cuenta. Por consiguiente, durante la etapa dinámica, la etapa de ejecución de los trabajos, no hubo, para ninguna de las partes contratantes, cumplimientos defi- 16/ R.A.P. (92)11 nitivos. Todo será provisional, hasta la entrega de la obra y la realización de la liquidación final de la misma. Esto quiere decir que todo lo hecho y todo lo pagado será rectificable (siempre en razón de obtener la obra y la remuneración que, respectivamente, ambas partes esperan), sin que existan preclusiones o caducidades o pérdidas de derecho, salvo respecto de aquellos aspectos que expresamente pudiere estar exigido por la norma aplicable. Desde el punto de vista del precio del contrato, salvo casos de excepción (generalmente contratos de breve plazo de ejecución y de poco valor económico) el contrato de obra pública se va pagando a medida que se va ejecutando. Pe- ~o no se paga ni se ejecuta (y en esto los tiempos de los verbos tienen especial importancia) durante la llamada etapa dinámica. Se paga y se ejecuta al final, en la etapa conclusiva del mismo, cuando se entrega la obra y se liquidan las cuentas, comprobando si la remuneración pactada fue satisfecha. Si esto es fácil de comprender desde el punto de vista del cumplimiento de la prestación del constructor, ya que no se puede admitir que éste considere que ha cumplido una parte de su obligación como consecuencia de la ejecución de determinadas tareas (el principio de indivisibilidad de la obra no tolera cumplimientos, solutio, parciales, salvo que así esté expresamente pactado) no lo es tanto desde la perspectiva del comitente, pues éste va realizando pagos que ingresan al patrimonio del contratista (aunque siempre de manera provisional) y que tienen una fecha cierta de exigibilidad. Pero debe recordarse que esta adquisición patrimonial no puede dejar de ser provisional, lo que se advierte fácilmente si se tiene en cuenta el derecho de la comitente a descontar pagos efectuados en demasía (por ejemplo, por mal medición de lo hecho) de las posteriores certificaciones o del fondo de reparos, siempre hasta el certificado final de cierre de cuentas. La razón de esta aparente anomalía reside en que conviene a la economía del contrato (para ambas partes) no hacer soportar todo el costo de financiación de la obra en el contratista, lo que en algunos casos sería imposible (obras muy costosas y de larga duración) y siempre supondrían un excesivo recargo en el valor de oferta, en perjuicio de la Administración comitente (20).. Por esta razón, en el contrato de obra pública (salvo pacto en contrario, y esto con ciertas limitaciones) el pago que cancela la obligación con los efectos del Artículo 724 del Código Civil sólo ocurre con el certificado final de cierre de cuentas o documento que lo reemplace, precisamente porque este certificado supone la anterior (o contemporánea) recepción definitiva de la obra, con plena conformidad de la comitente. Ningún pago anterior puede ser cancelatorio, por cuanto la obra no está ejecutada, por consiguiente no existe, todavía, el cumplimiento de la prestación del contratista; del cual el precio de la obra es su contraprestación. Por ello se ha interpretado (21) que los pagos realizados durante la ejecución de la obra son provisionales y a cuenta, lo que le permite, por ejemplo, a la comitente descontar en los sucesivos certificados las sumas liquidadas de más en los anteriores, sin necesidad de invocar (y demostrar) el instituto de la repetición del pago hecho por error, que en la mayoría de los casos no sería procedente. Sin perjuicio de ello, el pago de cada certificado es exigible Doctrina / 1712 por la contratista en las fechas de vencimiento pactadas (22) dado que, salvo pacto en contrario (o, por ejemplo, los casos de concesión de obra pública) la financiación de la obra queda a cargo de la comitente mediante la realización de estos pagos parciales. En definitiva, las fechas de pago pactadas en el contrato (que deben ser respetadas por las partes, como todo acuerdo contractual) hace a la oportunidad del pago, pero no a su carácter o naturaleza: parcial o a cuenta; provisional o definitivo o cancelatorio. También Cianflone (23), afirma que el principio general es que el pago de la contraprestación por parte de la Administración, es sólo debida después de finalizada, comprobada, liquidada y aceptada la obra. Esto es el "principio della postnumerazione del correspettivo". Sólo después de esta operación el crédito del constructor al precio se convierte en cierto, líquido y exigible. Esto -sigue diciendo Cianflone- es propio de la estructura de este tipo negocial, donde las dos prestaciones contrapuestas no deben ser seguidas contemporáneamente, pero el cumplimiento de una (la del comitente) es subordinada a la completa ejecución de la otra.. Esto no le quita valor a los pagos parciales, que son exigibles, pero no cancelatorios, de lo contrario, si lo fuesen, tampoco serían revisables por parte de la Administración las partes de avance de obra a que tales pagos se corresponden, conforme con el principio de la equivalencia de las prestaciones, según lo ya analizado (24). Por último, afirma Cianflone que el pago a cuenta no prejuzga ninguna cuestión sobre la efectiva entidad del crédito final del constructor. El pago a cuenta en carácter provisional, sin efectos cancelatorios y no implica reconocimiento del crédito del contratista (y tampoco agrego, de la entidad del débito del comitente) reconocimiento que sólo ocurrirá en el momento de la recepción definitiva y liquidación final. También Laubadere, afirma que' 'las liquidaciones provisionales son extractos de cuenta, establecidos periódicamente por la Administración para servides de informe y como base para el pago de los anticipos a efectuar al contratista... Por su naturaleza, las liquidaciones provisionales no...gozan de los beneficios de ninguna irrevocabilidad...no pueden ser invocados por ni contra el contratante". En cambio... la liquidación definitiva se caracteriza por un alcance Jurídico que se puede resumir de la 'siguiente manera: aceptada por 'el con: tratante, la liquidación definitiva constituye un pago contractual que determina la deuda de la Administración y vincula en adelante a las dos partes de manera irrevocable" (25). La jurisprudencia nacional ha establecido idénticos principios: - "Los certificados y liquidaciones parciales de obras públicas siempre conllevan el carácter de provisorio, salvo supuesto excepcional, hasta el ajuste y decisión defini- I tivos" (26). - "Los certificados de obra - sean de acopio de materiales, de obra realizada o de mayores costos - no constituyen sino órdenes parciales de pago, que no implican conformidad con la obra realizada y que no impiden los reajustes realizados en el certificado final" (27). 18/ R.A.P.,(92)13 La provisionalidad de los certificados (tema que será analizado in extenso en infra Cap. XVI, pág. 175) también ha sido aceptada por la doctrina nacional, al señalar que los efectos del Artículo 624 del Código Civil sólo deben ser considerandos en relación con el certificado final de cierre de obra' 'y no con respecto a los mensuales, que son provisorios" (28). Escola, en el mismo sentido (29) aclara que"...con la recepción definitiva la Administración Pública debe efectuar al cocontratante el pago del precio total de la obra, o el saldo que en ese momento faltare pagarle, una vez practicada la liquidación final correspondiente ". Es decir, la recepción definitiva (la provisional para nada interesa a este respecto) implica una atestación acerca del estado de la obra, con la cancelación del plazo de garantía y la purga de los vicios ocultos. Por ello el contratista tiene derecho a la devolución de las garantías constituidas. Pero ese acto no cierra el contrato, pues todavía resta la liquidación final o lo que en la práctica se llama" el certificado final de cierre de cuentas" (e) "collaudo" en el derecho italiano) donde se cancelan los créditos y débitos del contratista. Este acto, que normalmente pero no necesariamente, es contemporáneo a la recepción definitiva, es el que salda el contrato, y es la oportunidad para realizar el reclamo por los saldos pendientes. Por eso es que hasta ese momento, los pagos no son cancelatorios: simplemente porque la cuenta permanece abierta. Esta especial naturaleza de los pagos que se van efectuando durante la etapa dinámica del procedimiento del trabajo público, impone también que aquellos mismos pagos se estructuren según un régimen procesal que, a la vez que desarrolla la serie de actividades materiales que deben ser ejecutadas con anterioridad al pago, permiten ubicar a estos pagos en una serie formal de etapas, sin perjuicio de su valor de instrumentación del crédito del contratista. Este es el denominado procedimiento de certificación y pago Finalidad del Procedimiento Certificatorio en la Obra Pública. La obra pública es el resultado, material o intelectual, de un contrato de ejecución prolongada (ver supra, T.II, Cap. XIV, parág. 146) en el cual un empresario promete y realiza una obra, y un comitente estatal se obliga a pagar. por ésta un precio cierto. Sus efectos, por lo tanto, se prolongan necesariamente en el tiempo, va que las obras públicas en ocasiones duran varios años. Correlativamente, la ejecución de los trabajos prometidos insume cuantiosos fondos. De allí que, como se vio en los parágrafo s anteriores, se Plantee como una necesidad, la financiación de la obra pública, puesto que difícilmente la Administración encontrará un empresario que tenga disponibilidades suficientes para asumir... la ejecución de los trabajos y recibir su remuneración recién contra la entrega de la obra como lo establece el Artículo 1636 del Código Civil. Efectivamente, el principio vigente en materia de pago del precio en la locación de obra civil' es el de la norma citada, si bien que atento su carácter supletorio de la voluntad de las partes, tal solución deviene excepcional en la prác- Doctrina / 1914 tica. Para el pago del precio de la obra pública, se pueden concebir, teóricamente, las siguientes modalidades:. a) en única solución al momento de la for: malización del contrato; b) con liquidaciones provisionales a cuenta, durante la ejecución de la obra y en períodos determinados; c) en liquidaciones provisionales, pero según avanzan los trabajos; d) en el momento de conclusión y entrega de la obra (30). Respecto de la última modalidad descripta, es casi imposible hallada en la práctica, por razones ya expuestas. En realidad, la obra pública se va pagando según se ejecuta, a lo largo del tiempo. Se establece entre las partes una necesaria y fluída corriente financiera que permite la ejecución de obras que, de otro modo, difícilmente podrían afrontar los contratistas particulares. Recordemos que en la gran mayoría de los casos, los montos de los trabajos superan varias veces el patrimonio de los empresarios. Esa corriente de financiación, que tiene características jurídicas y económicas que más adelante se analizarán, se materializa en- el procedimiento de certificación y pago de la obra pública. El procedimiento de certificación puede ser definido como aquel conjunto de actos emanados de la Administración comitente con la participación del contratista particular, destinados a inspeccionar, reconocer y avaluar distintos presupuestos de hecho a los que el régimen normativo y contractual de la obra pública hace producir efectos jurídicos en relación con el pago de la obra. En efecto, es doctrina del Artículo 896 del Código Civil que el hecho juridico es aquel acontecimiento de la vida al que una norma hace producir efectos jurídicos. En este caso la "norma", integrada por la legislación de obras públicas y la voluntad de las partes, configura su hipótesis con determinados hechos como son, vgr., la iniciación y avance de los trabajos, el acopio de materiales aún no incorporados a la obra, la variación en más o en menos de los valores originarios de los insumos, etc. Tales presupuestos han de ser verificados por el comitente en su inspección periódica de la obra y posteriormente, renocidos y avaluados a los efectos de su oportuno pago. El documento por el que el comitente, tras el procedimiento indicado, reconoce una deuda por tales conceptos, es el certificado de obra pública. A causa de la ejecución prolongada en el tiempo, la certificación -como presupuesto de los pagos - ha de extenderse durante toda la vida del contrato. Esta continua correlación entre trabajo, certificación y pago permite mantener al contratista particular en la posibilidad económica de ejecutar la obra que, de otro modo, no podría en la mayoría de los casos. El interés público comprometido en la continuidad de la ejecución de la obra pública ha llevado en la práctica a establecer el procedimiento de certificaciones parciales por ejemplo, según períodos de ejecución, generalmente mensuales (vgr. Decreto 2348/76, Artículo 2). El mencionado principio de continuidad en la ejecución de los trabajos también se manifiestá en la ayuda financiera que la Administración presta con los certificados de acopios y de medios auxiliares, y en la inembargabilidad de las sumas pagadas por la ejecución de obra (Artículo 47, Ley ). En un sentido más general, puede decirse que hay co- 20 / R.A.P. (92)15 rrespondencia de fines - no equivalencia - entre este principio de continuidad y el de intangibilidad de la remuneración del contratista particular. En consecuencia de lo expuesto, surge claro que la certificación de la obra' pública es- un procedimiento característico de este contrato que tiene peculiaridades jurídicas y financieras destinadas a satisfacer - entre otros - al fin de la continuidad y remuneración de los trabajos concertados Naturaleza Económica. Resulta conveniente profundizar lo analizado en supra pág. 169, a la luz de la realidad económica que exterioriza el procedimiento de certificación y pago, conforme a como tal realidad es receptada por los mecanismos jurídicos lel sistema contractual de la obra pública. La certificación de la obra pública es un instituto destinado primariamente a remunerar el sacrificio económico del contratista particular. La certificación es el presupuesto mediato de exigibilidad del pago. En cambio, el presupuesto o antecedentes inmediato del pago es la orden o promesa de pago -cheque o pagaré- que la Administración emite a posteriori del certificado (31). Secundariamente, una certificación periódica -que supone por tanto periodicidad en los pagos - significa velar por la continuidad en la ejecución de la obra. La continuidad es protegida por la ayuda financiera de estos pagos periódicos -y, por ende, parciales- según avanza la obra. Sin embargo, todas las reglas ordinarias del derecho presupuestario del Estado y de la locación de obra se oponen, en principio, a esta certificación y pago parcial. En efecto, es un principio de contabilidad pública el que exige que el pago sólo se haga cuando se lo ha justificado con servicio prestado. Esta disposición, propia de la dinámica presupuestaria, está contemplada expresamente en numerosas legislaciones extranjeras (Ley General de Contabilidad de Italia, Artículo 12, párrafo 4 ; Decreto de la República Francesa del 31 de mayo de 1862, Artículo 10), ha ocasionado serias dificultades que han debido ser afrontadas con el sistema de anticipos y entregas a cuenta (32). Sin embargo, se justifica su permanencia en materia de gastos públicos, en la etapa de la "liquidación", con la finalidad de proteger los caudales del Estado (33). Así las cosas, y siendo el "opus" prometido por el contratista particular una obligación de brindar los medios apropiados para obtener el resultado esperado (ver supra, T.I, Cap. 11, parág. 10 y Cap. IV, parág. 25) su prestación es jurídicamente indivisible (arg. Artículo 667 y 680 del Código Civil). En consecuencia, el "servicio" que el contratista promete, sólo será prestado tras el íntegro cumplimiento de los trabajos, es decir, con la entrega de la obra ejecutada mediante la realización de los trabajos necesarios y convenientes. Por lo tanto, la certificación y pago parciales riñen con el principio de contabilidad pública mencionado, pues una certificación y pago anteriores a la consumación del opus prometido, significa una erogación sin" servicio prestado" antecedente.. Por ello ya se ha visto que los pagos hechos durante la ejecución de los trabajos no configuran el "pago" a los efectos del Artículo 725 del Código Civil. Doctrina / 2116 Así es, no cancela la obligación solutoria con carácter definitivo por cuanto aún no ha acaecido el "resultado indivisible" que satisface al comitente. Recién a la entrega de la obra, se debe el pago (Artículo 1636). La solución., obviamente inspirada en la necesidad de continuidad de los trabajos, es la de interpretar el principio de pago por servicio prestado -tanto presupuestario como privatístico- de un modo más amplio. Así, a los estrictos efectos contables y financieros, el contrato de obra pública no es de resultado "íntegro" sino de resultados "parciales" pero continuados. Estos son pasibles de medición y pago (a cuenta) por separado, aunque sin independencia respecto del "precio" (en el sentido de remuneración) total de la obra. Esta solución tiene la ventaja de que, aún permaneciendo indivisible la obra desde el miraje jurídico, se puede calificar de "servicio prestado" a la parte de obra ejecutada, en un sentido contable y financiero (34). Una errada apreciación de los estrictos fines contables y financieros de la división del precio ha hecho sostener a algún autor que en la obra pública el precio es divisible (35). En realidad esta "divisibilidad" sólo contable y financiera busca mantener al contratista en la posibilidad económica de ejecutar la obra. Especialmente clara en sus definiciones es la sentencia del 19 de abril de 1967 del Tribunal Supremo de España. Allí dice que "al ser el contrato de obra de la clase de los de resultado, la Administración no debe el precio sino cuando el resultado final ha sido realizado a satisfacción, con independencia de los pagos fraccionados correspondientes a las diferentes medidas de obra, y que sólo significan una facilidad de financiación, ya que siendo el resultado final indivisible, no puede admitirse tampoco una división en las prestaciones a cargo de la Administración (36). De allí que la certificación y pago períodicos y parciales tengan ciertas pecualiaridades jurídicas. a) En primer término, son exigibles en los plazos previstos en el contrato (generalmente las certificaciones son mensuales, en tanto que los plazos de pago varían en todos los casos, sin perjuicio de las limitaciones máximas establecidas, en el orden nacional, por el Decreto 2348/76) sin que intereses que la "obra" aún no ha sido cumplida desde el punto de vista jurídico. Esto, claro está, rige salvo el caso en que las bases de contratación hubieren dispuesto que los trabajos se financiarán y pagarán con el sistema de "concesión" de obra pública. En este caso, como se ha visto, el pago no está directamente a cargo de la Administración sino que los obligados son "ciertos" administrados, generalmente beneficiarios, actuales o potenciales,,de la obra pública (vgr. pago por sistema de peaje, contribución de mejoras, etc.). b) Correlativamente, los certificados parciales revisten el carácter de provisionales, en tanto 'que los pagos parciales que en consecuencia se realizan, lo son en buena cuenta (37). Quedan ambos, por tanto, sujetos a las rectificaciones y variaciones que produzca la medición final. En esa oportunidad, en la última etapa del procedimiento certificatorio, se medirán todos los trabajos y se practicará la liquidación final. Así, tales pagos parciales no son sino a cuenta 22 / R.A.P. (92)17 de tal liquidación final, que se documenta en el certificado de cierre de cuentas que se emite a posteriori de la recepción definitiva (38). Cuando los certificados se emiten en base al avance de las obras - "certificados de obra" - los pagos a cuenta que en su consecuencia se efectúen tienen distinta interpretación según sea el 'sistema de contratación escogido. Si se ha convenido el precio de la obra por "ajuste alzado", el certificado parcial de obra implica un pago' 'a cuenta del monto alzado" que se ha fijado al contratar. Si el sistema elegido es el de "precios unitarios" o "unidad de. medida',, los pagos parciales serán" a cuenta de la medición final", en relación con las unidades convenidas. c) Es menester dejar aclarado que la conformidad de los trabajos con el proyecto previsto, y la misma responsabilidad del constructor, son son calificadas en el procedimiento certificatorio. La expedición de tales documentos no juzga -ni prejuzga- acerca de la calidad de la obra ejecutada. Es más bien, en todos los casos, una análisis cuantitativo de los trabajos, que no libera de responsabilidad al empresario. Para producir ese efecto liberatorio está previsto otro procedimiento distinto del certificatorio. Es el de recepción de obra, específico para el análisis de las calidades del trabajo realizado, que tiene naturaleza contradictoria, se despliega con posterioridad a la terminación de los trabajos y tiene una estricta finalidad de garantía de la Administración y de seguridad de terceros. En efecto, si bien los certificados se emiten previa' 'verificación del presupuesto de hecho dado (por ejemplo avance de obras) tal verificación es meramente contable y no constituye vínculo de aceptación de las porciones verificadas. Ello se debe, como decimos, a que por el principio de indivisibilidad de la obra, sólo la verificación y mensura final y el proceso de recepción pueden liberar al empresario de la responsabilidad por vicios y defectos de construcción. La verificación final, por tanto, consiste en un acto de inspección de la obra total terminada, dirigido a calificar su correspondencia con las cláusulas contractuales, las reglas del arte, y con la finalidad que fue prometida al comitente. Constituye así una verdadera' 'declaración de ciencia" que conforma la base según la cual la Administración aceptará o no el "opus" 'entregado. Por esa razón, tanto el de "certificación" como el de "recepción" son dos "procedi. mientas", pero de distinta naturaleza. En ambos está vinculada la Administración en cuanto a su forma y contenido, y ambos tienden, complementariamente, a garantizar la consumación del contrato (vgr. perfecta ejecución de la obra, y pago del precio). El procedimiento certificatorio supone una tarea de inspección durante la ejecución de los trabajos, conoce como antecendente los documentos administrativos y contables necesarios para el reconocimiento de los trabajos (Fajas de Medición, Registros de Acopios, Estados de Avance de Obras, etc.) y un contradictorio entre las partes que se manifiesta en un sistema de impugnaciones y reservas, que serán estudiados más adelante. El procedimiento de recepción supone, además de la verificación final - no meramente la parcial durante la ejecución- un acto de juicio y una aprobación. Doctrina / 2318 o no sobre los aspectos técnicos, jurídicos y financieros de la obra. Entendiendo el contrato de obra pública como un gran procedimiento que comienza con la exteriorización de la decisión política de ejecutar la obra y culmina con la cancelación de las cuentas con el empresario, tanto la certificación como la recepción son capítulos necesarios para la consecución del objeto final que todo el procedimiento tiene en común. En efecto, el ordenamiento normativo brinda al Estado una posición jurídica que le permite celebrar contratos para alcanzar sus propios cometidos públicos, y un poder de autonormación para la regulación de los propios intereses - que son los de la comunidad condicionado todo ello a un procedimiento que está dado en prenda de la eficacia y seriedad de la actividad administrativa y que es, por tanto, imperativo. Tal procedimiento, notoriamente señalado en la selección del cocontratista particular, como ya fue estudiado, no se agota en esta instancia. Perdura más allá del acto de adjudicación y acompaña toda la vida del contrato. Es un pronunciamiento compuesto de actos administrativos (técnicos, jurídicos y contables) y actos del contratista particular en que se manifiestan todas las contingencias de hecho y de derecho de la relación contractual administrativa. Tal conjunto de,actos, están dirigidos al cumplimiento de una actividad, con la única finalidad.y un único efecto dominante: la consumación de las prestaciones concertadas en el contrato (es decir, la ejecución según reglas del arte y normas contractuales, la adecuación de la obra a las necesidades del bien común y el pago del precio correctivo). Todos estos actos "antecedentes" (adjudicación, contrato, replanteo, certificaciones parciales, notas de la inspección de obra y del contra-. tista, certificados, actas de recepción, etc.) concurren a la formación del acto "final" que representa la formal aceptación de la obra, la concretización definitiva de la contabilización y, por tanto, la cancelación de la remuneración debida al contrastista particular. al contratista particular. Coincidiendo con lo dicho anteriormente, resulta de importancia la lectura del siguiente precedente jurisprudencial español, suficientemente explicativo de lo que hasta aquí se lleva dicho (39): "Con el fin de resolver lo más acertadamente posible el problema planteado, conviene empezar su análisis remontándonos a los principios inmanentes de la naturaleza de la institución de que se trata: la de las certificaciones de obras, en la contratación administrativa: para ello, a su vez, debe tenerse muy presente que estas certificaciones son piezas integrantes del mecanismo procedimental y contable propio de la contratación mencionada, referido al pago de los contratos de obras; pues bien, recordemos a este respecto, que es regla general de la contabilidad pública, la de que los pagos sólo deben hacerse cuando queda justificada la realización del trabajo o de la obra; estos contratos son convenciones de resultado, y, por consiguiente, la Administración no debería estar obligada al pago sino cuando el contratista hubiera efectuado la ejecución de la obra o servicio, de forma completa y satisfactoria; en este sentido, en el primitivo pliego de condiciones generales, aprobado por Real Decreto de 18 de marzo de 1846, y en el 24/ R.A.P. (92)19 Real Decreto de 27 de febrero de 1852, la contratación se realizaba por cantidad alzada, a abonar al contratista al terminar la obra. Los principios que se dejan enunciados tuvieron que sucumbir ante el imperativo de otros, no tan ortodoxos, pero con mi gran sentido pragmático; nos referimos a los derivados de las necesidades de la Administración de poder contar con contratistas disptiestos a colaborar con ella, sobre todo en las grandes obras públicas, de cuantiosos presupuestos y larga duración, para lo que fue preciso fraccionar y escalonar el pago, dando a estos contratos una nueva versión, a base de considerados como de resultados parciales, susceptibles de ser medidos y abonados por separado; de esta forma, permaneciendo indivisible la obra, desde el punto de vista jurídico, se admite la divisibilidad contable, estimando que, financieramente, en cada parte de obra prestada existe un cumplimiento parcial del contrato. Para atender a las necesidades antedichas, en el pliego de condiciones. de 13 de marzo de 1903 se establece -en su arto 37 - que en cada una de las épocas se fijen los pliegos de condiciones facultativas o particulares de la contrata, formará el ingeniero encargado una relación valorada de las ejecutadas durante el período de tiempo anterior...' y, 'tomando por base la relación, expedirá el Ingeniero la certificación de las obras ejecutadas'; por su parte, en el Artículo 36 del mismo Real Decreto de 1903 se consigna que 'los pagos se harán en las épocas que fijan las condiciones particulares de la contrata, por medio de libramientos expedidos en virtud de las certificaciones de obras dadas por el ingeniero'. No obstante estas concesiones al pragmatismo, la doctrina no ha dejado de destacar que ello no debe ocurrir a costa de la desnaturalización de la verdadera naturaleza de estos contratos de obras, esto es, de la indivisibilidad jurídica del contrato y de la obra o servicio en su conjunto, lo que quiere decir que, desde el punto de vista jurídico, el contrato no se debe considerar cumplido sino con la ejecución total, y, por lo tanto, el contratista no tiene en verdad derecho al pago hasta el momento de la recepción definitiva, ni los pagos parciales hechos por la Administración con anterioridad tienen carácter definitivo, sino sólo a cuenta de la liquidación final que corresponda, por lo que se les llama 'pagos a buena cuenta'; de ahí que en el repetido pliego de condiciones de 1903 se disponga (art. 37) que 'Las certificaciones y abonos periódicos tendrán el carácter de documentos y pagos provisionales en buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que produzcan la mediación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones, aprobación ni recepción de las obras que comprendan'; lo que significa que en la contratación administrativa de obras públicas, a diferencia del criterio sentado en el artículo del Código Civil; la obligación no se entiende cumplida, desde el punto de vista jurídico, sucesivamente, sino que pervive en toda su integridad hasta el momento de la ejecución total y de la conformidad prestada mediante el trámite de la recepción definitiva. De tal modo esto es así, que se considera que las cantidades abonadas al contratista en los pagos a buena cuenta no pasan con carácter definitivo a su patrimonio, sino que constituyen fondos públicos, en cierta forma, afectos a la obra de servicio, reconociéndose esto ex- 'presamente en el artículo 36 del tan repetido pliego de condiciones de 1903 al Doctrina / 2520 disponer que 'Los libramientos y su importe se entregarán precisamente al contratista a cuyo favor se hayan rematado las obras o a personas legalmente autorizadas por él, y nunca a ningún otro, aunque se libren despachos o exhortos por cualquier Tribunal o autoridad para su detención, pues que se trata de fondos públicos destinados al pago de operarios y no de intereses particulares del contratista'; apostillando el mismo precepto a continuación que unicamente del saldo que la liquidación arroje a favor del contratista y de la fianza, si no hubiera sido necesario retenerla para el cumplimiento de la contrata, podrá verificarse el embargo dispuesto por las referidas autoridades o Tribunales'. En interpretación fiel de esta ordenación, la jurisprudencia tiene dicho que 'los abonos que se van haciendo al contratista durante el período de ejecución de las obras representan liquidaciones parciales y provisionales de la contrata, realizadas por la Administración en vista de la debida continuación de las obras, por lo que es evidente que afectan al interés público y no exclusivamente al particular del contratista, y no pueden, por tanto, ser objeto de retención ni embar~ go'.. En definitiva el procedimiento de certificación y pago en el contrato de obra pública, amén de sus implicancias presupuestarias' internas para la Administración comitente, no significa otra cosa que una técnica de contabilización de los trabajos consistentes, como se verá en el capítulo siguiente, en un relevamiento o mensura de los trabajos realizados (o la actividad que corresponda con la categoría de cada certificado en cuestión) con la aplicación, sobre lo medido, ' de los precios contractuales. Debe notarse, como lo señala Cianflone (40) que esta expresión contable no es más que la valorización, según las proporciones contractuales, de las prestaciones cumplidas por el contratista y de las que, consiguientemente, deben quedar a cargo de la comitente. Pero el alcance de tal contabilización es el de fijar los elementos de la liquidación y pago final a cargo de la comitente, la que deviene en definitiva sólo con la emisión del certificado final de liquidación y cierre de cuentas (operación de "coliaudo")., 172. lnembargabilidad de los Créditos del Contratista. Ya se ha visto (sin perjuicio de lo que será ampliado a lo largo del próximo capítulo) que el procedimiento certificatorio ordenado sobre la base de una secuencia certificatoria provisional que acompaña al avance de la obra hasta su finalización, tiene como finalidad no hacer soportar al contratista la totalidad del costo de -financiación de la obra, asegurando, en beneficio de la Administración comitente, la continuidad de los, trabajos según el ritmo establecido en el plan respectivo. De esta manera el contratista cuenta con un flujo de fondos permanente, en la exacta medida requerida para cumplir con su obligación contractual. Claro está que pueden existir situaciones, extrañas al contrato y a la obra en sí misma, capaces de alterar este flujo de financiación, que supone una armonía económica y temporal entre la obra ejecutada y los fondos disponibles. Esto es lo que puede ocurrir si el contratista, por efecto de relaciones obligacionales extrañas al contrato y a la obra, tiene que soportar embargos u otras me- 26/ R.A.P. (92) Mostrar más
SEGURO DE FIANZA O DE CAUCIÓN Dr. Enrique Nogueira Introducción.-El origen de este seguro lo debemos ubicar en Inglaterra, en el siglo XIX, y tiene como finalidad sustituir las garantías o cauciones reales, Más detalles INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN DE CIC ENERGIGUNE
INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN DE CIC ENERGIGUNE 1. OBJETO DE LA INSTRUCCIÓN El objeto de las presentes instrucciones internas en materia de contratación (en delante, las IIC o las Instrucciones, indistintamente) Más detalles CIRCULAR N 13 146-2012 ID 11-2013 SN Circ.
DEPARTAMENTO EMISOR IMPUESTOS DIRECTOS 1875 CIRCULAR N 13 146-2012 ID 11-2013 SN Circ. SISTEMA DE PUBLICACIONES ADMINISTRATIVAS FECHA: 07 de marzo 2014 MATERIA: Instruye sobre las modificaciones incorporadas Más detalles Generalitat de Catalunya Departamento de Economía y Conocimiento Junta Consultiva de Contratación Administrativa
Informe 5/2014, de 27 de febrero, de la de Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comisión Permanente) Asunto: Naturaleza jurídica y régimen jurídico de los contratos de las administraciones Más detalles CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA División de Infraestructura y Regulación Subdivisión Jurídica DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA División de Infraestructura y Subdivisión Jurídica DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Normativa Aplicable Concepto de Obra Pública y Contrato de Obra Pública Procedimientos Más detalles INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN DEL CENTRE D IDIOMES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN DEL CENTRE D IDIOMES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 1 ÍNDICE CAPÍTULO I ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES 1. INTRODUCCIÓN 2. NATURALEZA JURÍDICA DEL CENTRE Más detalles Informe 6/2013, de 10 de abril, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Informe 6/2013, de 10 de abril, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. Asunto: Participación en la licitación de empresas en fase de preconcurso de acreedores. I. ANTECEDENTES La Sra. Directora Más detalles INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN PARA CONTRATOS ONEROSOS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA
INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN Página 1 INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN PARA CONTRATOS ONEROSOS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA OCTUBRE 2008 I.- ANTECEDENTES Y NATURALEZA JURÍDICA DE Más detalles MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
MINISTERIO DE HACIENDA Y SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA CIRCULAR 5/2015, DE 15 DE JULIO, DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY 25/2013, Más detalles INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LOS MODELOS DE CUESTIONARIO DE UNIDADES SOMETIDAS AL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LOS MODELOS DE CUESTIONARIO DE UNIDADES SOMETIDAS AL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA CUADROS B Estos modelos deberán ser completados con la información contable Más detalles DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS Y SUS AGRUPAMIENTOS
DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS Y SUS AGRUPAMIENTOS 1. ACTIVO Esta integrado por el conjunto de bienes y derechos cuantificables, derivados de transacciones o de hechos propios del ente capaces de producir Más detalles INSTRUCCIONES INTERNAS DEL INSTITUTO TUTELAR DE BIZKAIA PARA LA CONTRATACIÓN NO SUJETA A REGULACIÓN ARMONIZADA. ( Aprobadas por Consejo de
INSTRUCCIONES INTERNAS DEL INSTITUTO TUTELAR DE BIZKAIA PARA LA CONTRATACIÓN NO SUJETA A REGULACIÓN ARMONIZADA. ( Aprobadas por Consejo de Administración del Instituto Tutelar de Bizkaia en fecha 9 de Más detalles COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA
COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA Gustavo López-Ameri C. I. RTF Nº 466-3-97 de 14.05.97 Del análisis de la presente resolución, encontramos tres temas que merecen comentarios: a. Base imponible del IGV La base Más detalles UNIDAD 4 LA AUTOCARTERA
- 1 - UNIDAD 4 LA AUTOCARTERA Tema 1 Acciones propias Tema 2 Participaciones propias Tema 3 Acciones o participaciones de la sociedad dominante Tema 4 Participaciones recíprocas Tema 5 Transacciones liquidadas Más detalles PLIEGO DE CONDICIONES
PLIEGO DE CONDICIONES PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N2522 PARA LA ADQUISICIÓN DE 15 COMPRESORES para los coches SCANIA Ref. Scania 1745702 Ref. Knorr K009403000 (C/03002897) Página 1 PLIEGO DE CONDICIONES Más detalles NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA NIF-009-B NORMA PARA EL TRATAMIENTO CONTABLE DE LAS INVERSIONES EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO
NIF-009-B NORMA PARA EL TRATAMIENTO CONTABLE DE LAS INVERSIONES EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO I PRESENTACION En 1996 se diseñaron nuevos esquemas de inversión, orientados a Más detalles COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA Y OBTENCIÓN DE LÍNEAS DE CRÉDITO DEL EXTERIOR
DEUDA Y OBTENCIÓN DE LÍNEAS DE CRÉDITO DEL EXTERIOR -Última comunicación incorporada: A 5 - Texto ordenado al /0 /201 TEXTO ORDENADO DE LAS NORMAS SOBRE DEUDA Y OBTENCIÓN DE LÍNEAS DE CRÉDITO DEL EXTERIOR Más detalles MARCO CONCEPTUAL DE LA
36890 Jueves 11 septiembre 2008 BOE núm. 220 PRIMERA PARTE MARCO CONCEPTUAL DE LA CONTABILIDAD 1º Cuentas anuales. Imagen fiel Las cuentas anuales de una entidad comprenden el balance, la cuenta de pérdidas Más detalles Centro Tecnológico Ingeniería y Gestión del Conocimiento
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO, PARAMETRIZACIÓN E IMPLANTACIÓN DE 6 SISTEMAS DE GESTIÓN DE ALMACENES E INTRALOGÍSTICA I ELEMENTOS DEL CONTRATO 1. Régimen jurídico Más detalles Epígrafe 12 BMN, Banco Mare Nostrum SA En vigor desde el 22/01/2015 Página 1 de 5
BMN, Banco Mare Nostrum SA En vigor desde el 22/01/2015 Página 1 de 5 1.- Comisión de apertura: Aplicable sobre el principal o límite del crédito concedido: Préstamos y Créditos con garantía hipotecaria: Más detalles INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN IIS BIODONOSTIA
INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN IIS BIODONOSTIA 1. INTRODUCCIÓN Mediante convenio de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, la Diputación Foral de Gipuzkoa, la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Más detalles Función de garantía, consistente en la asunción del riesgo de insolvencia del deudor cuyo crédito es cedido.
RESOLUCIÓN 1/2004, de 6 de febrero, de la Dirección General de Tributos, sobre el tratamiento de los contratos de «factoring» en el Impuesto sobre el Valor Añadido.(Boletín Oficial del Estado del 23 de Más detalles (Disposición consolidada) MATERIA: Contabilidad Pública
(Disposición consolidada) MATERIA: Contabilidad Pública Orden de 5 enero 2000 por el que se aprueba la instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto de la Administración de la Comunidad Más detalles 1979: VII Jornadas de Derecho Civil. Universidad de Buenos Aires
1979: VII Jornadas de Derecho Civil Universidad de Buenos Aires Conclusiones Recomendación n 1: Estipulación a favor de terceros. (Comisión n 3) 1º) Debe regularse sistemática y específicamente la estipulación Más detalles (septiembre 18) Diario Oficial No. 49.285 de 25 de septiembre de 2014 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
CIRCULAR EXTERNA 300-000008 DE 2014 (septiembre 18) Diario Oficial No. 49.285 de 25 de septiembre de 2014 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES PARA: CONTADORES REVISORES FISCALES COMPAÑÍAS MULTINIVEL REFERENCIA: Más detalles MANUAL PARA EL REGISTRO DE LA CONTABILIDAD PRESUPUESTAL PÚBLICA
MANUAL PARA EL REGISTRO DE LA CONTABILIDAD PRESUPUESTAL PÚBLICA 1 CONTENIDO CAPÍTULO I DE LOS TIPOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL A. DE INGRESOS B. DE APROPIACIONES Y COMPROMISOS C. DE OBLIGACIONES Y PAGOS Más detalles MARCO CONCEPTUAL DE LA CONTABILIDAD Comparativo PGC respecto al Borrador del PGC publicado el 4 de julio de 2007
MARCO CONCEPTUAL DE LA CONTABILIDAD Comparativo PGC respecto al Borrador del PGC publicado el 4 de julio de 2007 Las palabras o párrafos resaltados en negrita corresponden a las modificaciones y añadidos Más detalles FOLLETO DE TARIFAS Epígrafe 15º Página: 1
FOLLETO DE TARIFAS Epígrafe 15º Página: 1 Epígrafe 15. CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS, EFECTOS FINANCIEROS, DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE, EXCEDIDOS EN CUENTAS DE CRÉDITO, Y ANTICIPOS SOBRE EFECTOS. Especificación Más detalles La tramitación del expediente sólo exigirá la aprobación del gasto, y la incorporación al mismo de la factura correspondiente.
TEMA 4: USO RACIONAL DE LOS RECURSOS: EL CONTRATO MENOR ADMINISTRATIVO EN LA ESFERA LOCAL: REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FASES EJECUCIÓN DEL GASTO. GASTOS PARA LA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS. PAGOS: CONCEPTO Más detalles PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES
Página: 1 de 12 La versión de este documento puede estar desactualizada, consulte la versión oficial vigente en la intranet Sistema Integrado de Gestión 1. Objetivo del procedimiento Proyectar las modificaciones Más detalles FOLLETO DE TARIFAS Epígrafe 15 Página 1 de 7
FOLLETO DE TARIFAS Epígrafe 15 Página 1 de 7 Epígrafe 15. CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS, EFECTOS FINANCIEROS, DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE, EXCEDIDOS EN CUENTAS DE CRÉDITO, Y ANTICIPOS SOBRE EFECTOS. Especificación Más detalles PROCESO DE CONTRATACION EN EL BANCO DE LA REPUBLICA MARCO NORMATIVO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
1 PROCESO DE CONTRATACION EN EL BANCO DE LA REPUBLICA MARCO NORMATIVO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Los artículos 371 a 373 de la Constitución Política regulan lo concerniente a la Banca Central. Precisamente, Más detalles Contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de celebrado entre y Tabla de contenido
Colombia Compra Eficiente tiene como función diseñar e implementar documentos estandarizados y especializados por tipo de bienes, obras o servicios que se requieran por los partícipes del sistema de compras Más detalles MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS DE GESTIÓN PÚBLICA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS DE GESTIÓN PÚBLICA MODELO DE REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA PARA GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES ESTADO Más detalles ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS NORMAS Y METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS EGRESOS ANTECEDENTES
PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS NORMAS Y METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS EGRESOS ANTECEDENTES El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial Más detalles contratación administrativa
contratación administrativa Aunque forma parte de la gestión financiera, por la importancia que tiene en la ejecución del presupuesto de gastos, la contratación administrativa merece que se le dedique Más detalles Banco Cooperativo Español, S.A. En vigor desde el 01.12.2011 FOLLETO DE TARIFAS Epígrafe 15 Página 1 de 7
FOLLETO DE TARIFAS Epígrafe 15 Página 1 de 7 Epígrafe 15. CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS, EFECTOS FINANCIEROS, DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE, EXCEDIDOS EN CUENTAS DE CRÉDITO, Y ANTICIPOS SOBRE EFECTOS. Especificación Más detalles Este documento contiene la Semana 4
1 INDICE ECUACION DE INVENTARIO ECUACION DE INVENTARIO... 4 RECURSOS = DEUDAS... 4 ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO... 4 Concepto de cuenta contable... 5 Ejercicio... 6 Aportes:... 6 Variaciones de la ecuación... Más detalles COMPUTO DE LOS INTERESES DE DEMORA EN CASO DE LIQUIDACIÓN ANULADA
Col laboracions COMPUTO DE LOS INTERESES DE DEMORA EN CASO DE LIQUIDACIÓN ANULADA EDUARDO BARRACHINA JUAN MAGISTRADO POR OPOSICIÓN DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA Más detalles Tratamiento tributario de las indemnizaciones por años de servicio (IAS)
Tratamiento tributario de las indemnizaciones por años de servicio (IAS) 1. Indemnizaciones por contrato individual o voluntarias El artículo 20º de la Ley Nº 19.010 (art. 178º del Cód. del Trabajo), en Más detalles FOLLETO DE TARIFAS Epígrafe 15 Página 1 de 7
FOLLETO DE TARIFAS Epígrafe 15 Página 1 de 7 Epígrafe 15. CRÉDITOS, PRÉSTAMOS, EFECTOS FINANCIEROS, HIPOTECAS DE MAXIMOS, POLIZAS DE AFIANZAMIENTO, CREDITOS INSTRUMENTALIZADOS CON TARJETA, DESCUBIERTOS Más detalles Como punto previo a la opinión solicitada, es preciso señalar que por disposición
CONSULTA: El Secretario de Prensa, Propaganda y Relaciones Públicas del Sindicato de Empleados Públicos de la Biblioteca Nacional, se ha dirigido a esta Consultoría Jurídica, a fin de solicitar opinión Más detalles SOBREGIRO Concepto 2006062621-003 del 9 de enero de 2007.
SOBREGIRO Concepto 2006062621-003 del 9 de enero de 2007. Síntesis: Aunque el banco debe pagar cheques hasta el valor que el depositante tenga en su cuenta, nada obsta para que cuando el librador imparte Más detalles http://www.editorialgpt.cl
1 PRESTAMOS OTORGADOS POR CAJAS DE COMPENSACION Y DESCUENTO EN FINIQUITO.- PROCEDENCIA (Dictamen Nº 4316/212, de fecha 23.12.2002, de la Dirección del Trabajo) MATERIA: 1) No existe impedimento legal para Más detalles EPÍGRAFE 02. SERVICIOS DE PAGO. TRANSFERENCIAS Y OTRAS ÓRDENES DE PAGO (NO SUJETO A REVISIÓN POR EL
Domicilio Social: Paseo de La Habana, 74 Madrid 28036 N IF: A-82473018 Número de Registro en Banco España: 0083 Mercados en los que participa: - Renta 4 Banco, S.A. a través de Renta 4 SV, S.A. como Miembro Más detalles Morera Bargués Asesores, SL. Gran Vía Carlos III 94 3ª Torre Oeste 08028 Barcelona. Teléfono: 93.330.80.51
NUM-CONSULTA V1865-14 ÓRGANO SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas FECHA-SALIDA 11/07/2014 NORMATIVA TRLIS RD Leg 4/2004, arts: 10.3, 14, 19. DESCRIPCIÓN- HECHOS La entidad consultante es una entidad Más detalles PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CONTRATO DE OBRAS CLAUSULA I.- IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CONTRATO DE OBRAS CLAUSULA I.- IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO 1.1 ÓRGANO AL QUE INTERESA CELEBRARLO: Tribunal Constitucional 1.2 NÚMERO DEL EXPEDIENTE: Más detalles Guía para la presentación de Informes de Control y Seguimiento
Guía para la presentación de Informes de Control y Seguimiento Febrero 2014 1 Índice 1. Marco normativo... 3 1.1. Contratos de Participación Público Privada... 3 1.2. Procedimiento de control y seguimiento... Más detalles LA LEY 1508 DE 2012. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES. Comité de Infraestructura Cámara de Servicios Legales ANDI
LA LEY 1508 DE 2012. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES Comité de Infraestructura Cámara de Servicios Legales ANDI 21 de Marzo de 2013 Tabla de Contenido 1. Ámbito de aplicación de la Ley 1508 Más detalles INSTRUCTIVO: MANEJO DE ANTICIPOS
1. Objetivo PROCESO: ADQUISICIONES Página: 1 de 6 Establecer los lineamientos y directrices para que los interventores contratados y/o supervisores designados, ejerzan un control y seguimiento en el manejo Más detalles Factoring internacional (con recurso)
Modelos www.plancameral.org de Contratos Internacionales www.plancameral.org Modelos de contratos internacionales Factoring internacional (con recurso) Enero 2012 2 Objetivos El factoring es una modalidad Más detalles MANUAL DE CONTABILIDAD INTEGRADA GUBERNAMENTAL NOMBRE DE CUENTA
1000 ACTIVO Contiene todos aquellos bienes y derechos propiedad de la entidad 1100 ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE) Comprende todos aquellos bienes y derechos que se espera se conviertan en disponibilidades Más detalles JUNTA SUPERIOR DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GENERALITAT VALENCIANA. INFORME 5/2014
JUNTA SUPERIOR DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GENERALITAT VALENCIANA. INFORME 5/2014 INFORME 5/2014 DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2014.CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL Y DE CONSERVACIÓN Más detalles EL RÉGIMEN ESPECIAL DEL GRUPO DE ENTIDADES EN IVA. CARLOS DE MIGUEL e IÑIGO GARCÍA-ATANCE (*) El concepto de grupo de entidades a efectos de IVA
96 Actualidad Jurídica Uría Menéndez / 19-2008 La Ley considera grupo de entidades a efectos de IVA (en adelante, «Grupo») al conjunto formado por una entidad dominante y sus entidades dependientes, siempre Más detalles CONVENIO DE LINEA DE CREDITO DESTINADA A CUBRIR PAGOS DE CARTAS DE CREDITO E IMPORTACIONES PAGADERAS AL CONTADO (TASA LIBOR)
CONVENIO DE LINEA DE CREDITO DESTINADA A CUBRIR PAGOS DE CARTAS DE CREDITO E IMPORTACIONES PAGADERAS AL CONTADO (TASA LIBOR) En, a de de, entre el Banco BICE, en adelante el Banco representado por don(ña) Más detalles Medidas en materia de empleo público y de financiación de ayuntamientos en situación de riesgo financiero.
ECONOMÍA Régimen local Medidas en materia de empleo público y de financiación de ayuntamientos en situación de riesgo financiero. Antecedente normativo Cita: -Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, Más detalles 1. PRELIMINAR. mayo, de protección jurídica de las topografías
El personal investigador en formación y la obtención de resultados protegibles por propiedad industrial o intelectual: las implicaciones de las cesiones de propiedad intelectual Ángel García Vidal Profesor Más detalles DECRETO N 824/99 ANEXO I
Biblioteca del Tribunal Superior de Justicia DECRETO N 824/99 Emitido el: 31/03/1999.- Publicado el: 09/04/1999.- Art. 01: APRUEBASE el "Reglamento de Contratación de Préstamos con Instituciones Financieras" Más detalles 3. La presente Circular tiene por finalidad impartir instrucciones sobre el particular.
DEPARTAMENTO EMISOR IMPUESTOS DIRECTOS 1875 CIRCULAR N 22 163.2011 ID 006-2011 SN SISTEMA DE PUBLICACIONES ADMINISTRATIVAS FECHA: 03 de mayo de 2013.- MATERIA: Tratamiento tributario de garantías y gastos Más detalles Caja Rural de Navarra, S.C. En vigor desde el 1/1/2014 FOLLETO DE TARIFAS Epígrafe 15 Página 1 de 6
FOLLETO DE TARIFAS Epígrafe 15 Página 1 de 6 Epígrafe 15. CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS, EFECTOS FINANCIEROS, DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE, EXCEDIDOS EN CUENTAS DE CRÉDITO, Y ANTICIPOS SOBRE EFECTOS. Especificación Más detalles MODELO DE CONTRATO DE FACTORING Autor: Alberto Rino Act: 08/05/03
www.reexporta.com MODELO DE CONTRATO DE FACTORING Autor: Alberto Rino Act: 08/05/03 En..., a... de... de 2... De una parte,...( en adelante factor), con domicilio social en..., C.I.F. o N.I.F..., representada Más detalles Minuta de contrato de fiducia mercantil irrevocable para la administración y pago de los recursos recibidos a título de anticipo, celebrado entre y
Colombia Compra Eficiente tiene como función diseñar e implementar documentos estandarizados y especializados por tipo de obra o servicio que se requieran por los partícipes del sistema de compras y contratación Más detalles GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS
GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS Instrumentos financieros por operaciones no comerciales, es decir, por operaciones ajenas al tráfico cuyo vencimiento, enajenación o realización se espera habrá de producirse Más detalles CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ONTINYENT EPÍGRAFE 14º - Página 1 En vigor desde el 14-08-2013
CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ONTINYENT EPÍGRAFE 14º - Página 1 EPÍGRAFE 14º CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS (Créditos, Préstamos, Efectos Financieros, Descubiertos en Cuenta Corriente, Libretas de Ahorro, Excedidos Más detalles Allianz Caución. Manual de producto
Allianz Caución Manual de producto INDICE Introducción 1. Introducción al Seguro de Caución 04 2. Beneficios de un Seguro de Caución 06 3. Coberturas 06 Productos 4. Obra Pública o Privada 08 5. Suministros Más detalles BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Pág. 184 VIERNES 25 DE ENERO DE 2013 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE 47 COBEÑA RÉGIMEN ECONÓMICO Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente Más detalles Fiscal Impuestos BASE DE DATOS NORMACEF FISCAL Y CONTABLE. Referencia: NFC050019 DGT: 29-01-2014 N.º CONSULTA VINCULANTE: V0206/2014 SUMARIO:
BASE DE DATOS NORMACEF FISCAL Y CONTABLE Referencia: NFC050019 DGT: 29-01-2014 N.º CONSULTA VINCULANTE: V0206/2014 SUMARIO: PRECEPTOS: IVA. Modificación de la base imponible. Créditos incobrables. Transmisión Más detalles DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS Y SUS AGRUPAMIENTOS
DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS Y SUS AGRUPAMIENTOS 1. ACTIVO Está integrado por el conjunto de bienes y derechos cuantificables, derivados de transacciones o de hechos propios del ente, capaces de producir Más detalles INFORME 30/12, de 7 de mayo de 2012. Calificación jurídica de los contratos entre el Ayuntamiento y un abogado.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA INFORME 30/12, de 7 de mayo de 2012. Calificación jurídica de los contratos entre el Ayuntamiento y un Más detalles RESOLUCIÓN NÚMERO 338 DE 2014. (Mayo 30)
RESOLUCIÓN NÚMERO 338 DE 2014 (Mayo 30) por medio de la cual se adoptan las condiciones de las pólizas minero- ambientales y se dictan otras disposiciones. La Presidente de la Agencia Nacional de Minería Más detalles 1.- PRÉSTAMOS PARA FINANCIACIÓN DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS. Clase de operación y concepto
Epígrafe 5, Página 1 5.- PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS EN DIVISA 1.- PRÉSTAMOS PARA FINANCIACIÓN DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Clase de operación y concepto % Mínimo 1. de apertura. Aplicable Más detalles Resolución General Nº 3583 - Administración Federal de Ingresos Públicos Comunicaciones A 5526 y 5531 - Banco Central de la República Argentina
REGIMEN DE PERCEPCIÓN SOBRE ADQUISICIÓN DE MONEDA EXTRANJERA PARA PERSONAS FÍSICAS PARA ATESORAMIENTO - CREACION DE CAJAS DE AHORROS ESPECÍFICAS - RETIROS PARCIALES Resolución General Nº 3583 - Administración Más detalles INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD CANTUR, S. A.
INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD CANTUR, S. A. Preámbulo La Ley 30/2007, de 30 de agosto, de Contratos del Sector Público, resulta de aplicación a los diferentes sujetos que componen el sector Más detalles REGLAMENTO UNIVERSAL DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS FINANCIEROS TÍTULO SEGUNDO CLÁUSULAS ESPECIALES DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS FINANCIEROS
REGLAMENTO UNIVERSAL DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS FINANCIEROS TÍTULO SEGUNDO CLÁUSULAS ESPECIALES DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS FINANCIEROS CAPÍTULO QUINTO TARJETA DE CRÉDITO PRIMERA. OBJETO.- La Tarjeta de Más detalles PROPUESTA DE CRITERIOS PARA EL REGISTRO CONTABLE DE DIVERSOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL INMOVILIZADO Y CON OTRAS AREAS
PROPUESTA DE CRITERIOS PARA EL REGISTRO CONTABLE DE DIVERSOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL INMOVILIZADO Y CON OTRAS AREAS PROPUESTA DE CRITERIOS PARA EL REGISTRO CONTABLE DE DIVERSOS ASPECTOS RELACIONADOS Más detalles INFORME MENSUAL DE LA FUNDACIÓN EXPORT AR. Informe Comercio Exterior El Seguro de Crédito a la Exportación
INFORME MENSUAL DE LA FUNDACIÓN EXPORT AR Informe Comercio Exterior El Seguro de Crédito a la Exportación Informe Comercio Exterior En esta sección se presentan las principales características de algunas Más detalles SEGURO DE CAUCION CONDICIONES GENERALES COMUNES LEY DE LAS PARTES CONTRATANTES
SEGURO DE CAUCION CONDICIONES GENERALES COMUNES LEY DE LAS PARTES CONTRATANTES CLAUSULA 1 Las partes contratantes se someten a las Condiciones Generales y Particulares de la presente póliza como a la ley Más detalles UNIDAD 1 LA CONTABILIDAD
1. CONCEPTO DE CONTABILIDAD 2. EL PATRIMONIO: CONCEPTO 3. LOS ELEMENTOS PATRIMONIALES 4. LAS MASAS PATRIMONIALES 5. TEORÍA DE LAS CUENTAS: CONCEPTO Y CLASES 6. CUENTAS ADMINISTRATIVAS Y ESPECULATIVAS 7. Más detalles DICTAMEN 179 / 2008 ANTECEDENTES
DICTAMEN 179 / 2008 Materia sometida a dictamen: Resolución del contrato de renovación de pavimentos y de redes de abastecimiento y saneamiento 3ª fase, adjudicado por el Ayuntamiento de Berrueco (Zaragoza). Más detalles productos o contratos derivados
Derivados e híbridos financieros 2014 Guías 14 Derivados e híbridos financieros El término genérico de productos o contratos derivados proviene de que éstos se definen con relación a un activo subyacente Más detalles SE ADVIERTE QUE LA INFORMACIÓN RESALTADA EN NEGRITA ES ESPECIALMENTE RELEVANTE
SE ADVIERTE QUE LA INFORMACIÓN RESALTADA EN NEGRITA ES ESPECIALMENTE RELEVANTE El presente documento se extiende el introduzca fecha de emisión información documento en respuesta a su solicitud de información, Más detalles GRUPAYA PROJECT MANAGEMENT
GRUPAYA PROJECT MANAGEMENT (Febrero 2003) ÍNDICE 1.- GRUPAYA PROJECT MANAGEMENT. 2.- PROJECT MANAGEMENT, ESQUEMA Y DESARROLLO DEL SERVICIO 2.1.- Redacción de proyectos. 2.2.- Análisis de los proyectos Más detalles CENTRO TECNOLOGICO FORESTAL Y DE LA MADERA. Finca Experimental La Mata, S/N. C.P. 33820. Grado. Asturias
SOLICITUD DE OFERTAS CENTRO TECNOLOGICO FORESTAL Y DE LA MADERA Finca Experimental La Mata, S/N. C.P. 33820. Grado. Asturias Tfno. 985754725 Fax. 985754729 www.cetemas.es Para la adjudicación del CONTRATO Más detalles CONDICIONES PARTICULARES ESPECIFICAS GARANTÍA PARA AGENCIAS DE TURISMOS Y VIAJES
CONDICIONES PARTICULARES ESPECIFICAS GARANTÍA PARA AGENCIAS DE TURISMOS Y VIAJES OBJETO Y EXTENSIÓN DEL SEGURO Cláusula 1) Para el caso de incumplimiento por parte del Tomador a cualquiera de sus obligaciones Más detalles COMPENDIO DE NORMATIVA PRESUPUESTARIA
COMPENDIO DE NORMATIVA PRESUPUESTARIA CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS CAPITULO V ATRIBUCIONES DEL PODER LEGISLATIVO ARTICULO 122.- Corresponde al Poder Legislativo:... 8º Fijar el presupuesto Más detalles Generalidad de Cataluña Departamento de Economía y Finanzas Junta Consultiva de Contratación Administrativa
Informe 11/2010, de 26 de noviembre de 2010, de la de Contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña (Comisión Permanente) Asunto: Calificación de los contratos de limpieza y de mantenimiento Más detalles PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO EXT. 184 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2015.
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO EXT. 184 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2015. FE DE ERRATAS PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO 287 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015. (LETRAS NEGRITAS). Más detalles NEWSLETTER. El RDL 4/2014 consta de un único artículo en virtud del cual se modifican los siguientes aspectos de la Ley Concursal:
NEWSLETTER PRINCIPALES MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL REAL DECRETO LEY 4/2014, DE 7 DE MARZO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE REFINANCIACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA EMPRESARIAL, Más detalles D.G.T. Nº Consulta: V1562-14
D.G.T. Nº Consulta: V1562-14 Tributación de la retribución de los socios administradores que además desempeñan las funciones de trabajador (servicios profesionales relativos a la abogacía, la asesoría Más detalles Caja Rural de Aragón S. Coop. De Crédito
CONDICIONES EUROS Pág.: 1 Epígrafe 15º.CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS, EFECTOS FINANCIEROS, DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE, EXCESOS EN CUENTAS DE CRÉDITO, Y ANTICIPOS SOBRE EFECTOS. 1- APERTURA DE PRÉSTAMOS, CUENTAS Más detalles Normas y Metodología para la determinación de los Momentos Contables de los Egresos
Normas y Metodología para la determinación de los Momentos Contables de los Egresos 30 de Junio de 2012 Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz Lomas del Estadio s/n Edificio "A", 4 to piso, C.P. 91000 Xalapa-Enríquez, Más detalles GOBIERNO DEL ESTADO DECRETO NUM. 17 LEY DEL PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DEL ESTADO DE YUCATAN.
GOBIERNO DEL ESTADO DECRETO NUM. 17 LEY DEL PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DEL ESTADO DE YUCATAN. CIUDADANO LICENCIADO VICTOR MANZANILLA SCHAFFER GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y Más detalles Acciones Preferentes.
Acciones Preferentes. (Ley 10/2014, de 26 de junio) Requisitos para la computabilidad de las participaciones preferentes a efectos de la normativa de solvencia y régimen fiscal aplicable a las mismas así Más detalles Epígrafe 15. CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS, EFECTOS FINANCIEROS, DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE, EXCEDIDOS EN CUENTAS DE CRÉDITO, Y ANTICIPOS SOBRE EFECTOS.
FOLLETO DE TARIFAS EPÍGRAFE 15 Página: 1 Epígrafe 15. CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS, EFECTOS FINANCIEROS, DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE, EXCEDIDOS EN CUENTAS DE CRÉDITO, Y ANTICIPOS SOBRE EFECTOS. Especificación Más detalles INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LOS CLIENTES DE PUBLICREDIT, SL Folleto de tarifas de comisiones, condiciones y gastos repercutibles.
INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LOS CLIENTES DE PUBLICREDIT, SL Folleto de tarifas de comisiones, condiciones y gastos repercutibles. Conforme a lo establecido en los artículos 13 y 14 de la ley 2/2009, de Más detalles ANTECEDENTES. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Informe 16/12, de 27 de septiembre de 2012. Calificación de un contrato por el que se cede la explotación de una instalación deportiva. Calificación de un contrato por el se cede el uso privativo de una Más detalles MANUAL DE CONTABILIDAD INTEGRADA GUBERNAMENTAL
ACTIVO 1000 Contiene todos aquellos bienes y derechos propiedad de la Entidad. 47 ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE) 1100 Comprende todos aquellos bienes y derechos disponibles que se espera se conviertan en Más detalles VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL RT 21 FACPCE
VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL RT 21 FACPCE Por Julio Daniel Carson I. Sobre la RT 21 La FACPCE (FEDERACION ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONOMICAS) aprobó la Resolución Técnica Nº 21 Más detalles Ley de Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios. Capítulo I Disposiciones Generales
Ley de Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios Capítulo I Disposiciones Generales Artículo 1.- Esta Ley es de orden público y de carácter general y tiene por objeto establecer las bases y Más detalles Diferencias entre el resultado económico-patrimonial y el resultado presupuestario en el Plan General de Contabilidad Pública
Diferencias entre el resultado económico-patrimonial y el resultado presupuestario en el Plan General de Contabilidad Pública José Manuel Pérez Sainz Interventor y Auditor del Estado INTRODUCCIÓN El Plan Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: Artículo 1627
 Artículo 1639
 Artículo 108
 Artículo 1633
 Artículo 1198
 Artículo 9
 Artículo 5
 Artículo 15
 Artículo 17
 Artículo 724
 Artículo 624
 Artículo 1636
 Artículo 896
 Artículo 2
 Artículo 12
 Artículo 10
 Artículo 667
 Artículo 725
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Artículo 36
 Real Decreto 
 artículo 36

RESOLUCIÓN 
 artículo 20
 RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 REAL DECRETO 
 Resolución 
 Artículo 1