Source: http://docplayer.it/58846379-Appalti-di-sola-escuzione-dei-lavori.html
Timestamp: 2018-11-21 06:31:33+00:00

Document:
APPALTI DI SOLA ESCUZIONE DEI LAVORI - PDF
Download "APPALTI DI SOLA ESCUZIONE DEI LAVORI"
Adolfo Placido Bianchi
1 APPALTI DI SOLA ESCUZIONE DEI LAVORI 8-d) ONERI VARI A CARICO DELL APPALTATORE Fermo restando il principio che la responsabilità delle opere realizzate spetta unicamente all appaltatore, questi è tenuto a presentare, a sua propria cura e spese, la progettazione cantierabile delle opere, (a cura di un professionista iscritto ad ordine o collegio professionale) sulla scorta del progetto esecutivo posto a base dell appalto dalla stazione Inoltre l appaltatore è tenuto a predisporre, ove ne ricorrano gli estremi, tutta la documentazione tecnica necessaria per il rilascio di licenze, approvazioni e nulla osta da parte degli Uffici Tecnici della stazione appaltante preposti a verifiche e controlli di sicurezza previsti dalle normative vigenti e relative disposizioni attuative interne. L appaltatore è soggetto allo stesso onere negli altri casi in cui il rilascio di licenze, approvazioni e nulla osta siano di esclusiva competenza di enti esterni alla stazione Nel caso di certificazioni antincendio, sarà onere dell appaltatore provvedere a tutte le fasi dell istruttoria della pratica (nel caso di variazioni del progetto dall approvazione del progetto antincendio al rilascio del C.P.I.) presso i competenti Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco. L appaltatore è obbligato ad apportare agli elaborati di progetto le eventuali modifiche richieste dai predetti Uffici Tecnici della stazione appaltante e quelle che il Direttore dei lavori riterrà necessarie per la migliore riuscita delle opere, nell ambito delle proprie competenze. All atto della sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori l appaltatore è tenuto a produrre: la documentazione necessaria per effettuare l inventario o l aggiornamento dell inventario relativamente ai lavori eseguiti, in quadruplice copia, sui modelli regolamentari che saranno forniti dalla Direzione lavori; n. 3 copie in formato digitale e n.2 copie originali firmate dal professionista e controfirmate dall appaltatore, dei disegni di progetto (piante, sezioni, dettagli costruttivi, schemi degli impianti realizzati, ecc.) redatti in scala appropriata, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed aggiornati in base alle eventuali modifiche intervenute in corso d opera;
2 nel caso di impianti elencati all art.1, comma 2 del D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, la dichiarazione di conformità alle regole dell arte di cui all art. 7 del predetto D.M.; nel caso di nuove costruzioni, ampliamenti e simili, la documentazione necessaria per l accatastamento delle opere realizzate; tutte le certificazioni e verbalizzazioni concernenti, omologazioni e prime verifiche degli impianti soggetti a vigilanza (da parte dei Vigili del Fuoco, Ufficio Tecnico Omologazioni e Verifiche di GENIODIFE, ecc.), prove di funzionamento, campionature, prove e verifiche prescritte dalla normativa vigente in generale od espressamente dalle condizioni tecniche del capitolato speciale; ove le norme di legge vigenti, in funzione della particolare natura dei lavori, prevedano l esecuzione di un collaudo statico resta stabilito che gli oneri da corrispondere al collaudatore sono a carico della stazione appalta tante. L appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese all assistenza tecnica ed alle attrezzature necessarie per le operazioni di collaudo e di collaudo statico e per i relativi ripristini, ai sensi dell art. 230 del Regolamento. L eventuale inosservanza degli obblighi sopraindicati per cause imputabili all impresa costituisce, ad ogni effetto, inadempienza contrattuale e, previa diffida, la stazione appaltante potrà non riconoscere il compimento delle opere ed avvalersi della clausola penale, delle garanzie anche fideiussorie prestate dall impresa, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito. Qualora l appaltatore rivesta una delle forme indicate dagli articoli 1 e 2 del D.P.C.M n. 187, concernente il Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie (G.U n. 144), deve fornire, nei termini prescritti, gli elementi richiesti dal Regolamento medesimo. Eventuali variazioni a quanto comunicato in sede di stipula, verificatesi in corso d opera, superiori al 2% della composizione societaria, dovranno essere prontamente segnalate alla Direzione lavori e alla stazione appaltante; quest ultima provvederà alla successiva segnalazione al Ministero per le Infrastrutture e Trasporti.
3 APPALTI INTEGRATI 12-d) ONERI VARI A CARICO DELL APPALTATORE Il presente appalto è effettuato ai sensi dell articolo 19, comma 1 lett. b) n. della Legge e comprende sia l elaborazione del progetto esecutivo che l esecuzione dei lavori. Pertanto l appaltatore dovrà redigere, sulla base del progetto definitivo predisposto dalla stazione appaltante e posto a base di gara, il progetto esecutivo e di cantiere così come previsto dall art. 93, comma 5 del Codice ed elaborato con le modalità e i tempi di cui agli articoli 66 e 179 del Regolamento. Le classi e le categorie di lavori, oggetto di progettazione esecutiva, individuate ai sensi dell art. 14 della Legge 143/49 e s.m.i., sono le seguenti: CLASSE/CATEGORIA Importo Euro Per quanto previsto dall art. 179 del Regolamento, l appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso di opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Ai sensi e per gli effetti dell art. 78 del Regolamento nel caso di opere di particolare pregio architettonico, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con il progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo a verificare la conformità con il progetto definitivo, al fine di accertare l unità progettuale. Al contraddittorio partecipa anche il titolare dell affidamento del progetto definitivo, che si esprime in ordine a tale conformità. Inoltre l appaltatore è tenuto a predisporre, ove ne ricorrano gli estremi, tutta la documentazione tecnica necessaria per il rilascio di licenze, approvazioni e nulla osta da parte degli Uffici Tecnici della stazione appaltante preposti a verifiche e controlli di sicurezza previsti dalle normative vigenti e relative disposizioni attuative interne. L appaltatore è soggetto allo stesso onere negli altri casi in cui il rilascio di licenze, approvazioni e nulla osta siano di esclusiva competenza di enti esterni alla stazione
4 Nel caso di certificazioni antincendio, sarà onere dell appaltatore provvedere a tutte le fasi dell istruttoria della pratica (nel caso di variazioni del progetto dall approvazione del progetto antincendio al rilascio del C.P.I.) presso i competenti Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco. L appaltatore è obbligato ad apportare agli elaborati di progetto le eventuali modifiche richieste dai predetti Uffici Tecnici della stazione appaltante e quelle che il Direttore dei lavori riterrà necessarie per la migliore riuscita delle opere, nell ambito delle proprie competenze. All atto della sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori l appaltatore è tenuto a produrre: la documentazione necessaria per effettuare l inventario o l aggiornamento dell inventario relativamente ai lavori eseguiti, in quadruplice copia, sui modelli regolamentari che saranno forniti dalla Direzione lavori; n.3 copie in formato digitale e n.2 copie originali firmate dal professionista e controfirmate dall appaltatore, dei disegni di progetto (piante, sezioni, dettagli costruttivi, schemi degli impianti realizzati, ecc.) redatti in scala appropriata, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed aggiornati in base alle eventuali modifiche intervenute in corso d opera; nel caso di impianti elencati all art.1, comma 2 del D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, la dichiarazione di conformità alle regole dell arte di cui all art. 7 del predetto D.M.; nel caso di nuove costruzioni, ampliamenti e simili, la documentazione necessaria per l accatastamento delle opere realizzate; tutte le certificazioni e verbalizzazioni concernenti, omologazioni e prime verifiche degli impianti soggetti a vigilanza (da parte dei Vigili del Fuoco, Ufficio Tecnico Omologazioni e Verifiche di GENIODIFE, ecc.), prove di funzionamento, campionature, prove e verifiche prescritte dalla normativa vigente in generale od espressamente dalle condizioni tecniche del capitolato speciale; ove le norme di legge vigenti, in funzione della particolare natura dei lavori, prevedano l esecuzione di un collaudo statico resta stabilito che gli oneri da corrispondere al collaudatore sono a carico della stazione appalta tante.
5 L appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese all assistenza tecnica ed alle attrezzature necessarie per le operazioni di collaudo e di collaudo statico e per i relativi ripristini, ai sensi dell art. 230 del Regolamento. L eventuale inosservanza degli obblighi sopraindicati per cause imputabili all impresa costituisce, ad ogni effetto, inadempienza contrattuale e, previa diffida, la stazione appaltante potrà non riconoscere il compimento delle opere ed avvalersi della clausola penale, delle garanzie anche fideiussorie prestate dall impresa, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito. Qualora l appaltatore rivesta una delle forme indicate dagli articoli 1 e 2 del D.P.C.M n. 187, concernente il Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie (G.U n. 144), deve fornire, nei termini prescritti, gli elementi richiesti dal Regolamento medesimo. Eventuali variazioni a quanto comunicato in sede di stipula, verificatesi in corso d opera, superiori al 2% della composizione societaria, dovranno essere prontamente segnalate alla Direzione lavori e alla stazione appaltante; quest ultima provvederà alla successiva segnalazione al Ministero per le Infrastrutture e Trasporti.
Disciplinare di conferimento dell incarico per la progettazione. preliminare, definitiva/esecutiva, coordinamento per la
Disciplinare di conferimento dell incarico per la progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilita e certificato di
Disciplinare di conferimento dell incarico per la progettazione. preliminare e definitiva/esecutiva, direzione lavori,
Disciplinare di conferimento dell incarico per la progettazione preliminare e definitiva/esecutiva, direzione lavori, contabilita e CRE per i lavori di ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL IMPIANTO ELETTRICO DEI
COMUNE DI BITONTO (Provincia di Bari) Regolamento per l affidamento dei lavori pubblici aventi ad oggetto l esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo totale o parziale del
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA E OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
Iter procedurale per la realizzazione delle opere di urbanizzazione OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA E OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Gara da esperirsi
Comune di Trapani. (Medaglia d Oro al Valor Civile) SCHEMA DI DISCIPLINARE D'INCARICO RIGUARDANTE LO STUDIO GEOLOGICO-TECNICO A SUPPORTO DEL PIANO
Allegato 2 alla D.D. n. 153 del 23/12/2014 Comune di Trapani (Medaglia d Oro al Valor Civile) SCHEMA DI DISCIPLINARE D'INCARICO RIGUARDANTE LO STUDIO GEOLOGICO-TECNICO A SUPPORTO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO

References: art.1
 art. 7
 art. 230
 articolo 19
 art. 93
 art. 14
 art. 179
 art. 78
 art.1
 art. 7
 art. 230