Source: https://especificacionestecnicasdeingenieria.blogspot.com/2016/02/
Timestamp: 2020-05-29 14:44:36+00:00

Document:
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE INGENIERIA: febrero 2016
INFORMACIÓN PARA EL PROPONENTE - Plazo de ejecución de la obra
Como parte de las especificaciones técnicas el Contratante debe indicar el plazo de ejecución al cual deben ajustarse los Proponentes, pudiendo proponer los mismos un plazo menor razonable y en ningún caso un plazo mayor. En caso de incumplir el plazo menor ofrecido, la empresa incurrirá en mora y será pasible a las multas establecidas en el contrato.
El plazo máximo para la ejecución de las obras de Ejecucion determinado por la Institución contratante es de 240 (DOSCIENTOS CUARENTA DIAS CALENDARIO)colocar el plazo en números y (en forma literal) , los plazos mayores serán motivo de descalificación
El estudio de Diseño Final de la Obra actualizado, servirá al Área solicitante para proporcionar al posible proponente la siguiente información:
Permite determinar sus componentes y recalcular los costos de la obra con mayor precisión. El detalle de este estudio debe responder a los requerimientos y características propias de cada obra.
2.1.1. Localización: lugar donde se ejecutarán, objeto de la presente Licitación (Departamento, Provincia, Sección, Cantón)
2.1.2. Objeto y alcance de la obra,
2.1.3. Documento que respalda la tenencia legal de los predios donde se ejecutará el proyecto
2.1.4. Documento con el cual el proyecto fue aprobado por el Sector al que corresponde (salud, educación, riego, caminos, otros)
2.1.5. Código SISIN de su inscripción en el Sistema Nacional de Inversión Pública
2.1.6. Convenios Interinstitucionales con las entidades beneficiaras e involucrados del proyecto
El convocante desde el momento de la venta del pliego de condiciones, cuando se trate de la construcción de obras públicas, facilitará a los potenciales Proponentes en calidad de préstamo y para revisión la siguiente información:
a) Estudio del Proyecto a diseño final, sólo con volúmenes de obra (Entrega sin montos presupuestados).
b) Grado de dificultad de la Obra
c) Planos, planillas y estándares constructivos de las obras a ejecutar.
d) Especificaciones técnicas para el material a proveer y las obras a ejecutar.
El convocante debe adjuntar en esta sección, las especificaciones técnicas para cada uno de los ítems que se requieren en la obra. Igualmente debe incorporar en esta sección toda la información administrativa y técnica para la ejecución del proyecto que servirá también para la ejecución de la supervisión técnica en forma adecuada.
La existencia de un conjunto de especificaciones técnicas claras y precisas es indispensable para que los licitantes puedan responder en forma realista y competitiva a lo solicitado, el convocante debe asegurarse que las especificaciones no sean restrictivas o discriminatorias.
En las especificaciones deberá exigirse que todos los bienes y materiales a incorporarse en las obras sean de la calidad especificada en el volumen y cantidades de obra, de acuerdo a normas técnicas vigentes.
Resolución de Adjudicación,
es el documento que constituye la aceptación formal por el Contratante de la Oferta presentada por el Licitante ganador.
Sitio de la Obra: es el área de emplazamiento de las obras a ejecutar.
Es el servicio de consultoría, que supervisa el trabajo que realiza una empresa contratista para el Contratante. Este servicio consiste en el control por cuenta del Contratante para asegurarse que la ejecución de una obra civil sea realizada de acuerdo a las condiciones del Contrato y las especificaciones técnicas.
Es la empresa consultora o profesional independiente que ha sido o será contratada por el Contratante, para que realice un servicio de consultoría de supervisión técnica, de alguna obra civil específica. El Supervisor de Obra junto al Contratista son corresponsables de la buena ejecución de la obra.
es el precio establecido en la Resolución de Adjudicación y ajustado con posterioridad de conformidad con las disposiciones del Contrato.
La cotización ofrecida por un Proponente en una licitación, la que deberá ajustarse a los requisitos establecidos en ella. Son los documentos de Licitación completados y entregados por el Contratista al Contratante.
Residente (Superintendente) de la obra:
Es el profesional que representa al contratista en la obra, a él es a quién deben dirigirse, tanto el fiscal, como el supervisor en el libro de órdenes, así como en cualquier otra correspondencia oficial. Además, es responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra. Este profesional es llamado Residente de la Obra, cuando la obra tiene un valor de contrato inferior a los $us. 500.000 y cuando ésta supera dicho valor, el profesional se llama Superintendente.
Personal técnico clave,
es el equipo compuesto por los profesionales comprometidos a movilizar a la obra responsable de la correcta ejecución.
Los diseños que a una escala adecuada indican ubicación, formas y medidas que permiten definir la obra a realizar. Deben ser aprobados junto al Diseño Final de la Obra por la instancia correspondiente.
Los diseños a escala adecuada para realizar la construcción, las piezas o las partes del proyecto, contenido en los planos generales.
Modificación de obras:
El reemplazo de parte de las obras contenidas en el proyecto del Convocante por obras nuevas o extraordinarias. 1) En contrato a suma alzada: Las obras que se incorporen o agregan al proyecto para llegar a un mejor término la obra contratada; 2) En contratos a serie de precios unitarios: Las obras que se incorporen o agreguen al proyecto para llevar a mejor término la obra contratada, pero cuyas características sean diferentes a las especificadas o contenidas en los antecedentes que sirven de bases al contrato.
Son obras similares, aquéllas que la entidad ha definido especificando las características que distinguen a estas obras de otras. Se pueden considerar como obras similares, aquéllas que tengan particularidades semejantes y que cuenten con un número determinado de ítems significativos similares.
Obras/ Obra Pública:
es todo aquello que el Contratista debe construir, instalar y entregar al Contratante según el contrato. Infraestructura construida por el Estado, directamente o en virtud de un contrato, cuya finalidad es propender el bien público.
Lista de cantidades/ Volúmenes de Obra:
Forman parte de las Especificaciones Técnicas.
son todos los suministros, incluyendo elementos consumibles utilizados por el Contratista para ser incorporados a la obra.
Es la descripción de los métodos que empleará el Proponente, para lograr el Alcance de trabajo en la ejecución del servicio ofrecido, incluyen tanto una descripción amplia como detallada de cómo el Proponente piensa llevar adelante la realización de cada tarea. Si el Proponente así lo considera, será conveniente resaltar cuál de los métodos planteados son novedosos y diferenciadores de la metodología propuesta.
es el acuerdo entre partes celebrado entre el contratante y el contratista, para construir, completar, reparar o mantener una obra. Es un acto por el cual el Contratante le entrega a un contratista la ejecución de una obra pública, la cual debe efectuarse conforme a lo que determinan el pliego de condiciones
Es la sección especial del Pliego de Condiciones en la cual se definen los documentos y demás informaciones que integran el contrato.
es cualquier parte de la Obra que no ha sido completada conforme al Contrato.
Certificado de cumplimiento de contrato o Acta de Recepción Definitiva de la Obra:
Se define, como el documento extendido por la entidad contratante a favor del Contratista, que oficializa el cumplimiento del contrato; deberá contener como mínimo los siguientes datos: Objeto del contrato, monto contratado y plazo de entrega, subcontratos autorizados si hubiera.
Contratante o Convocante:
Se designa a la persona o institución de derecho público que convoca y contrata la realización de obras.
Persona natural o jurídica que, en virtud del contrato, contrae la obligación de ejecutar una obra civil específica, de acuerdo a especificaciones técnicas, propuesta, plazo y monto detallados en un documento, uniéndolo contractualmente a la entidad contratante.
RECURSOS ADMINISTRATIVOS - REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN (II)
c) Se adjuntará como garantía del Recurso, boleta de garantía bancaria o póliza de seguro con las siguientes características:
i) Girada a favor de la entidad convocante.
ii) En la moneda de la convocatoria.
iii) Con vigencia de sesenta (60) días calendario desde la fecha de la interposición del Recurso;
iv) Por el monto equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la garantía de seriedad de propuesta, cuando se interponga el recurso contra la Resolución de Aprobación de los Pliegos de Condiciones.
v) Por el monto equivalente al uno por ciento (1%) del precio de la propuesta del impugnador, si el recurso fuese interpuesto contra la Resolución de Adjudicación o contra la Resolución de Declaratoria de Convocatoria Desierta.
RECURSOS ADMINISTRATIVOS - REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN (I)
Toda interposición de Recurso Administrativo de Impugnación deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Deberá ser interpuesto ante la ARPC que emitió la Resolución, susceptible de ser impugnada, en el plazo perentorio, fatal e improrrogable de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación.
b) El recurrente adjuntará el recibo de la compra del Pliego de Condiciones o Solicitud de Propuestas en caso de recurrirse contra la Resolución que los aprobó.
RECURSOS ADMINISTRATIVOS - INTERPOSICION (PRESENTACION) DE RECURSO DE IMPUGNACIÓN
Los proponentes podrán interponer recurso de impugnación contra cualesquiera de las resoluciones citadas en el numeral 44 los que, deberán ser presentados ante Autoridad Responsable del Proceso de Contratación, Secretario General de la Prefectura de Oruro (indicar el cargo de la ARPC). El cual deberá elevar al cabo de dos (2) días hábiles el Recurso interpuesto y los antecedentes a la Máxima Autoridad Ejecutiva.
Los proponentes podrán interponer, recurso administrativo de impugnación, únicamente contra la:
a) Resolución que aprobó el Pliego de Condiciones.
b) Resolución de Adjudicación.
c) Resolución de Declaratoria de Convocatoria Desierta.
Se realiza una vez que se cumplan las siguientes condiciones:
- El contratista ha resuelto las observaciones que hubiesen presentado en la recepción provisional, siendo el plazo máximo de ciento ochenta (180) días calendario.
- Ha transcurrido 90 Días indicar el plazo que la entidad considere que es necesario para verificar las condiciones de la obra, el cual dependerá de la complejidad de la obra, plazo que no debe superar los ciento ochenta (180) días calendario) para verificar el funcionamiento de la obra.
La responsabilidad por la recepción definitiva recae en la comisión de recepción de la Entidad, en el acto se realiza una inspección conjunta con el Fiscal, Supervisor y el Contratista.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución