Source: https://www.scribd.com/document/55219935/to-Basico-de-Preinversion-vigente
Timestamp: 2018-09-21 00:28:11+00:00

Document:
to Basico de Preinversion_vigente
Uploaded by Gonzalo Jimenez F
Es la Fase del Ciclo de Vida en la que los proyectos son estudiados y analizados con el objetivo de obtener la información necesaria para la toma de decisiones de inversión. Este proceso de …Full description
1-s2.0-S1474667015300926-main.en.es
el-enfoque-economico-del-derecho-de-danos.pdf
EXAMENAUDITORIA[1]
Espejo Salar de Uyuni.pps
CAPITULO 1 - A TENSIONES O PRESIONES VERTICALES EN LA MASA DE SUELO.pdf
Directrices_Presupuestarias_2015
Metodologia_Sistematizacion_Documento_Preliminar.pdf
Perdidas de Fuerza de Pre Tens Ado
Riesgos Laborales en La Construccion de Puentes
Fps Presentacion Taller Pregd 18-06-2013 v2
Metodologia para la presentacion Proyectos Preinversion
manual_segui_evalua_PNUD.pdf
RESOLUCION MINISTERIAL No.
Es la Fase del Ciclo de Vida en la que los proyectos son estudiados y analizados con el objetivo de obtener la información necesaria para la toma de decisiones de inversión. Este proceso de estudio y análisis se realiza a través de la preparación y evaluación de proyectos para determinar la rentabilidad socioeconómica y privada.
Artículo 2 Marco Normativo del Reglamento
Artículo 3 Objetivos del Reglamento
El objetivo general es orientar y apoyar el proceso racional de toma de decisiones de las entidades públicas, de manera de asignar recursos a las alternativas de inversión pública de mayor impacto en el bienestar de la sociedad. Sus objetivos específicos son: i) establecer procedimientos, instrumentos y reglas comunes que deben cumplir las instituciones del sector público; ii) proporcionar lineamientos conceptuales a través del establecimiento de contenidos mínimos para los estudios de preinversión y iii) criterios uniformes para apoyar la toma de decisiones de inversión.
Artículo 5 Estudios de la fase de preinversión
1) Estudio de identificación (EI)
En la preparación del proyecto se realiza el planteamiento de las alternativas técnicas de solución al problema, la selección de la alternativa técnica más adecuada desde el punto de vista técnico, económico, social, ambiental y legal, y la evaluación socioeconómica y financiera privada del proyecto.
2) Estudio Integral Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA).
Se realiza la preparación basándose en la alternativa técnica seleccionada en el EI y la evaluación socioeconómica y financiera privada del proyecto, para obtener indicadores de rentabilidad y tomar decisiones sobre la inversión del proyecto de inversión pública.
Artículo 6 Requisitos para el financiamiento de los estudios de Preinversión
Constituye requisito fundamental para iniciar el financiamiento del EI, la presentación de los términos de referencia aprobados por la máxima autoridad ejecutiva y el presupuesto referencial. Constituye requisito fundamental para iniciar el financiamiento del TESA, la presentación del EI, la categorización ambiental del proyecto, los términos de referencia aprobados por la máxima autoridad ejecutiva y el presupuesto referencial.
Artículo 7 Proyectos de Inversión Pública Menores y Mayores
Los proyectos de inversión pública menores son aquellos cuyo monto de inversión no excede Bs1.000.000 (Un millón 00/100 Bolivianos), cifra que podrá ser ajustada por el Organo Rector del SNIP. Los proyectos de inversión pública mayores son los que presentan un costo mayor al monto mencionado. En el caso de los proyectos de inversión pública menores, las entidades públicas sólo deberán presentar el EI para pasar posteriormente a la fase de inversión. CAPITULO II MARCO CONCEPTUAL
Artículo 8 Preparación de Proyectos
Artículo 9 Evaluación Socioeconómica
Es la comparación de los beneficios y costos atribuibles a la ejecución del proyecto desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto con el objetivo de emitir un juicio sobre la conveniencia de su ejecución y el aporte al bienestar neto de la sociedad. Con este fin, se debe determinar el flujo de caja del proyecto corregido por las Razones Precio Cuenta de Eficiencia de la Divisa y Mano de Obra.
Artículo 10 Razón Precio Cuenta de Eficiencia
Es el parámetro que corrige las distorsiones de los precios de mercado, establecido por el Organo Rector del SNIP.
Artículo 11 Parámetros Costo Eficiencia
Son rangos dentro de los cuales es factible recomendar la ejecución de proyectos de inversión pública, establecidos por el Organo Rector del SNIP.
Artículo 12 Evaluación Financiera-Privada
Es la comparación de los beneficios y costos atribuibles a la ejecución del proyecto desde el punto de vista privado con el objetivo de emitir un juicio sobre la conveniencia de que un inversionista privado pueda asignar recursos financieros al mismo. Con este fin se debe determinar el flujo de caja del proyecto valorado a precios de mercado. La evaluación privada incluye: a) Evaluación del proyecto sin financiamiento, que establece la capacidad del proyecto para generar ingresos netos, sin considerar las fuentes de su financiamiento. b) Evaluación financiera, que contempla en su análisis las fuentes de financiamiento. Al respecto, se registra el capital prestado, el respectivo costo financiero y las amortizaciones del mismo. CAPITULO III CONTENIDO MINIMO DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION Las entidades ejecutoras son responsables de la realización de estos estudios, los que deben ser ejecutados en forma secuencial.
Artículo 13 Estudio de Identificación
El estudio de identificación debe concentrarse en el planteamiento de las alternativas de solución al problema, dicho estudio debe ser incremental; es decir, debe realizarse comparando la situación ³con proyecto´ y la situación ³sin proyecto´, debe contener: 1. Diagnóstico de la situación que motiva considerar el proyecto, que permita identificar la necesidad insatisfecha, el problema a solucionar o la potencialidad a desarrollar con el proyecto. Para este efecto, se deben utilizar enfoques e instrumentos metodológicos para identificar de forma adecuada la solución de un problema - proyecto de manera participativa con los involucrados. El diagnóstico incluirá aspectos demográficos, económicos, sociales, ambientales, institucionales y legales. 2. Estudio de mercado que considere el análisis de la oferta y demanda del bien o servicio que el proyecto generará. 3. Tamaño y localización del proyecto.
4. Definición de la situación ³Sin Proyecto´ que consiste en establecer lo que pasaría en el caso de no ejecutar el proyecto, considerando la mejor utilización de los recursos disponibles. 5. Análisis de la ingeniería del proyecto en el que se realice el planteamiento de las alternativas técnicas de solución y se seleccione la alternativa más adecuada desde el punto de vista técnico, económico, social, ambiental y legal, e identifiquen y estimen los beneficios y costos (de inversión y operación) del proyecto. 6. Especificaciones técnicas, administrativas y operacionales del proyecto (para proyectos menores). 7. Ficha Ambiental. 8. Evaluación socioeconómica y financiera privada con la aplicación de las planillas parametrizadas. 9. Análisis de sensibilidad de las variables que inciden directamente en la rentabilidad del proyecto. 10. Conclusiones del EI. La información necesaria para la realización de este estudio, se debe obtener de fuentes primarias, las cuales deben citarse con precisión.
Artículo 14 Estudio integral Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA).
Las entidades del sector público deben realizar el TESA para sus proyectos mayores de inversión pública. El estudio debe concentrarse en la profundización de aquella alternativa seleccionada como la más conveniente, dicho estudio debe ser incremental; es decir, debe realizarse comparando la situación ³con proyecto´ y la situación ³sin proyecto´, debe contener: 1. Análisis técnico de la ingeniería del proyecto que permita determinar los costos de inversión y los costos de operación del proyecto. Incluirá:
Estudio detallado de la alternativa seleccionada (Ingeniería Básica y Diseño de estructuras). Diseño de las obras auxiliares y complementarias. Cómputos Métricos. Precios Unitarios. Presupuesto de Ingeniería. Costos de Mantenimiento. Programa de ejecución. Elaboración de especificaciones técnicas, administrativas y operacionales para la construcción.
3. Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA), cuyo alcance está definido en la Ley 1333 y su Reglamento de Prevención y Control ambiental (RPCA), según la categorización ambiental del proyecto obtenida en la etapa anterior. 4. Evaluación socioeconómica del proyecto que permita determinar la conveniencia de su ejecución. 5. Evaluación financiera privada del proyecto sin financiamiento que permita determinar su sostenibilidad operativa. 6. Análisis de sensibilidad de las variables que inciden directamente en la rentabilidad del proyecto. Conclusiones del TESA. La información necesaria para la realización de este estudio, se debe obtener de fuentes primarias, las cuales deben citarse con precisión. Al respecto, las entidades ejecutoras quedan responsables de velar por la calidad de la información. CAPITULO IV CRITERIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES
Artículo 15 Indicadores de la evaluación socioeconómica-Valor Actual Neto Socioeconómico (VANS)
El Valor Actual Neto Socioeconómico (VANS) representa la equivalencia presente de los beneficios netos futuros y presentes de un proyecto expresados a precios cuenta de eficiencia. En primera instancia, se deberá analizar el VANS; si éste es positivo, el proyecto es rentable, generando un aumento en la riqueza de la sociedad, y se recomienda su ejecución; cuando el VANS es negativo, el proyecto no es rentable lo que implica una pérdida en la riqueza de la sociedad y no se recomienda su ejecución. Al respecto, si se obtiene un VANS nulo, se enfrenta un punto de indiferencia y la decisión estará en función al costo de oportunidad de los recursos.
Artículo 16 Costo Eficiencia (CE)
El Costo Eficiencia (CE) representa el costo promedio por unidad de beneficio de una alternativa. Expresa los costos de un equivalente anual, que distribuye las salidas de efectivo uniformes en el flujo de caja, por unidad de servicio, producto y/o beneficiarios. Si los beneficios de los proyectos no puedan ser cuantificados y/o valorados, se establecerá el Costo Eficiencia (CE). Al respecto, se elegirá la opción que tenga los indicadores CE comprendidos en el rango establecido por los Parámetros Costo Eficiencia (PCE).
Artículo 17 Indicadores de Evaluación Financiera Privada
El Valor Actual Neto Privado (VANP) representa la equivalencia presente de los ingresos netos futuros y presentes de un proyecto expresados a precios de mercado. Una vez determinada la conveniencia socioeconómica de ejecutar el proyecto según lo establecido en los artículos 15 y 16 del presente Reglamento, la decisión debe ser complementada con el establecimiento de la sostenibilidad operativa del mismo que mide la capacidad del proyecto, determinada basándose en el Valor Actual Neto Privado (VANP).
Cuando el VANP del proyecto es mayor o igual a cero, se recomendará la ejecución del mismo y su licitación al sector privado. Cuando el VANP del proyecto es negativo, pero la diferencia del valor actualizado de los beneficios y costos de operación es mayor que cero, se subsidiará la inversión. CAPITULO V
METODOLOGIAS PARA LA PREINVERSION
Artículo 18 Preparación y Evaluación de Proyectos
Se encargan de sistematizar y ordenar la información para facilitar la cuantificación de los beneficios y costos de los proyectos de inversión pública, de acuerdo a la particularidad de cada sector, disponen de las planillas parametrizadas como soporte informático para proporcionar los criterios para la toma de decisiones.
Artículo 19 Preparación de Términos de Referencia
Establecen las características técnicas de los servicios de consultoría que se requieren contratar, que reflejan las características propias de los proyectos de inversión pública y garantizan la calidad de sus estudios. CAPITULO VI
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA PREINVERSION
Artículo 20 Asistencia Técnica y Capacitación para la Preinversión
Con el propósito de asegurar el logro de los objetivos del presente Reglamento el Organo Rector del SNIP, en coordinación con las entidades públicas, desarrollará el Proceso de Capacitación en materia de preinversión:
Procesos de Difusión del marco normativo Procesos de Capacitación del marco técnico-metodológico
CAPITULO III CRITERIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES
Valor Actual Neto Socioeconómico (VANS)
Si el VANS es positivo, el proyecto es rentable, generando un aumento en la riqueza de la sociedad, y se recomienda su ejecución; cuando el VANS es negativo, el proyecto no es rentable lo que implica una pérdida en la riqueza de la sociedad y no se recomienda su ejecución. Al respecto, si se obtiene un VANS nulo, se enfrenta un punto de indiferencia y la decisión estará en función al costo de oportunidad de los recursos.
Costo Eficiencia (CE)
Si los beneficios de los proyectos no puedan ser cuantificados y/o valorados, se establecerá el Costo Eficiencia (CE). Al respecto, se elegirá la opción que tenga los indicadores CE comprendidos en el rango establecido por los Parámetros Costo Eficiencia (PCE) establecidos por el Organo Rector del SN IP.
Indicadores de Evaluación Privada
Una vez determinada la conveniencia socioeconómica de ejecutar el proyecto según lo establecido en los artículos 18 y 19 del presente Reglamento, la decisión debe ser complementada con el establecimi ento de la sostenibilidad operativa del mismo que mide la capacidad del proyecto para garantizar el autofinanciamiento al menos de sus costos de operación. La sostenibilidad operativa debe ser determinada en base al Valor Actual Neto Privado (VANP) result ante de la evaluación privada del proyecto sin financiamiento. Cuando el VANP del proyecto es mayor o igual a cero, se recomendará la ejecución del mismo y su licitación al sector privado. Cuando el VANP del proyecto es negativo, pero la diferencia del valor actualizado de los beneficios y costos de operación es mayor que cero, se subsidiará la inversión.
Indicadores sobre el Medio Ambiente
Adicionalmente a lo establecido en los artículos 15, 16 y 17 del presente Reglamento, las entidades públicas ejecutoras de proyectos deberán cumplir la Ley del Medio Ambiente.
CAPITULO IV INSTRUMENTOS PARA LA PREINVERSION
Metodologías de Preparación y Evaluación de Proyectos
El Organo Rector para dar cumplimiento a los artículos 17 y 19 de las Normas Básicas del SNIP y a los objetivos de la preinversión, ha establecido las Metodologías de Preparación y Evaluación de Proyectos (MPEP) con contraparte técnica de los Ministerios Cabeza de Sector y que han sido puesto en vigencia mediante Resoluciones Bi-Ministeriales de acuerdo al siguiente detalle: MPEP para el Sector Energía. MPEP para el Sector Transportes. MPEP para el Sector Salud. MPEP para el Sector Educación. MPEP para el Sector Agropecuario. MPEP para el Sector Medio Ambiente. MPEP para el Sector Saneamiento Básico.
Cada MPEP sectorial cuenta con un instrumento informático que apoya y facilita los objetivos de las mismas, denominados Pl anillas Parametrizadas. Las entidades públicas podrán desarrollar MPEP específicas a sectores no comprendidos en la anterior lista y tendrán vigencia previa validación del Organo Rector del SNIP y el Ministerio Cabeza de Sector correspondiente.
Artículo 23 Parámetros de Valoración para la Evaluación Socioeconómica de los Proyectos de Inversión Pública El Organo Rector del SNIP ha establecido las razones precio cuenta de eficiencia (RPCs) de los tres insumos básicos de la economía: la Divisa, la Mano de Obra y la Tasa Social de Descuento. Las RPCs serán actualizadas por el Organo Rector de acuerdo al comportamiento de los mercados involucrados.
Parámetros Costo Eficiencia (PCE)
El Organo Rector, para dar cumplimiento a lo establecido en las Normas Básicas del SNIP y a los objetivos de la preinversión, ha establecido criterios para la evaluación de los proyectos de inversión pública. Los PCE constituyen rangos dentro de los cuales es factible recomendar la ejecución de proyectos cuyos indicadores de rentabilidad están basados en el CE.
Asistencia Técnica y Capacitación para la Preinversión
Con el propósito de asegurar el logro de los objetivos del presente Reglamento el Organo Rector del SNIP, en coordinaci ón con las entidades públicas, desarrollará el Proceso de Capacitación en materia de preinversión, a través de: Procesos de Difusión de los instrumentos normativos Procesos de Capacitación de los instrumentos técnico -metodológicos
Documents Similar To to Basico de Preinversion_vigente
More From Gonzalo Jimenez F

References: Artículo 2

Artículo 3

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 23