Source: https://de.scribd.com/document/380666634/Obras-Publicas
Timestamp: 2020-07-03 14:42:26+00:00

Document:
Obras Publicas | Presupuesto | Riesgo
Alejandro Beca
obras publicas-contrataciones del estado
speichernObras Publicas für später speichern
Procedimiento Para Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos
Ejercicio Modelo de Presupuesto de Ventas
preyecto1b_economica.docx
curso bitacora
ACUERDO Por El Que Se Establecen Las Reglas Para La Realización de Proyectos Para Prestación de Servicios
Dossier Digital RÉGIMEN AUTONÓMICO ECONÓMICO FINANCIERO 2015
Normas Vigentes-Expediente Tecnico
Clase 02-Proced Selecc y Otorgam de la B° Pro
Contratos Obra Pública
Terminos de Eferencia Para Consultor Para El Polideportivo
Dbc Consultoria Riego
LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO APLICADO A LA EJECUCION DE OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTI ANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIÓN
 OBJETO. Orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios públicos y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país.
 ÁMBITO DE APLICACIÓN. Todas las entidades y empresas del sector público no financiero que ejecuten proyectos de inversión y/o inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, con recursos públicos.
1. Sectores del Gobierno Nacional
2. Gobiernos Regionales
3. Gobiernos Locales:
 Que al 24.02.2017 se encontraban sujetos al SNIP.
 Que programen solicitar operación de endeudamiento externo,
aval o garantía del Estado para financiamiento de PIP. Deberán incorporarse primero al Sistema.
 Que sean incorporados gradualmente por RD de la DGIP
RANGOS DE MONTOS DE INVERSIÓN.
El artículo 12.1 de la Directiva para la Formulación y Evaluación del Invierte.pe, señala los niveles para declarar la viabilidad de los proyectos de inversión según complejidad:
Rangosdemontosdeinversióna precios de mercado en UIT
Mayor a 750 y menor a 15,000 *
Mayoro igual a 15,000 * ymenor a
Mayor o igual a 407,000
Tipo de documento técnico
Ficha Técnica Simplificada (proyectos de inversión simplificados)
Ficha técnica estándar (proyectos de inversión estándar)
Perfil (proyectos de inversión no estandarizados a la fecha de su formulación o proyectos de inversión de alta complejidad)
Perfil(proyectosdeinversióndealtacomplejidad)
Perfil reforzado (proyectos de inversión de alta complejidad)
Casos de discusión.
Agruparse, analizar y discutir los siguientes casos. Para cada uno de ellos, determinar si se trata de gasto corriente o de capital, y si se trata de gasto de capital, ¿de qué tipo inversión Invierte.pe se trata?
Caso 1: INDECI ha diagnosticado y advertido que el local principal del ministerio ABC no resistiría sismos de intensidades superiores a los 8 grados. Para ello, dicho ministerio consulta a expertos quienes recomiendan la instalación de disipadores sísmicos.
Caso 2: Se quiere cambiar todas las lunas y puertas rotas de los diez centros educativos estatales de la localidad XYZ.
Caso 3: Se quiere arreglar los cinco inodoros del baño de un colegio nacional inicial y de paso instalar dos más.
Caso 4: Se quiere construir un cerco perimétrico en un colegio nacional. Caso 5: Se quiere comprar un terreno y sanearlo física y legalmente así como levantar un cerco perimétrico que garantice no sea invadido.
Caso 6: Se requiere reubicar (reinstalar) los contenedores (movibles y subterráneos) así como los tachos de basura. Esto después de un estudio que identifica mejor los puntos críticos de acumulación de residuos sólidos.
La clave: ¡buenos requerimientos!
Requerimiento (RLCE): Solicitud del bien, servicio u obra formulada por el área usuaria de la Entidad que comprende las Especificaciones Técnicas, los Términos de Referencia o el Expediente Técnico, respectivamente.
Artículo 16 de la LCE. Requerimiento
16.1. El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación (…)
16.2 Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria; alternativamente pueden ser formulados por el órgano a cargo de las contrataciones y aprobados por el área usuaria (…)
Bajo este contexto, ¿qué es un Expediente Técnico?
Definición de acuerdo al RLCE
El expediente técnico de obra es el conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios.
Definición de acuerdo al
Conjunto de documentos que determinan en forma explícita las características, requisitos y especificaciones necesarias para la ejecución de la edificación. Está constituido por: planos por especialidades, especificaciones técnicas, metrados y presupuestos, análisis de precios unitarios, cronograma de ejecución y memoria descriptiva y si fuese el caso, fórmulas de reajuste de precios, estudios técnicos específicos (de suelos, de impacto vial, de impacto ambiental, geológicos, etc. y la relación de ensayos y/o pruebas que se requieren.
Definición de acuerdo RC Nº 195-88-CG
(…) comprenderá básicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base con su análisis de costos y cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de obra. En los casos que existan normas específicas referidas a la obra, se recabará el pronunciamiento del sector y/o Entidad que corresponda.
Contenido “mínimo” de un Expediente Técnico.
• Memoria Descriptiva
• Planos de ejecución de obra
• Metrados
• Presupuesto analítico de obra (típico de la administración directa)
• Fecha de determinación del presupuesto de obra
• Análisis de precios
• Calendario de avance de obra valorizado
• Fórmulas polinómicas
• Estudios básicos y específicos
• Memoria de cálculos
• Relación de equipo mínimo (sólo en obras por contrata)
•Cronograma de requerimiento de materiales, equipos y mano de obra
(Sólo en obras por administración directa)
• Análisis de Riesgos (nuevo, Artículo 32 LCE)
• Documentos legales y otros complementarios
GESTIÓN DE RIESGOS D.L. N0. 1341
Artículo 32. Contrato.
 32.2 En los contratos de obra deben identificarse y asignarse los riesgos previsibles de ocurrir durante una ejecución, según el análisis realizado en la planificación. Dicho análisis forma parte del expediente técnico y se realizará conforme a las directivas q se emitan para tal efecto, según los criterios establecidos en el reglamento.
8.2 para la contratación de obras, la planificación debe incluir la identificación y asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución, así como las acciones y planes de inversión para reducirlos o mitigarlos, conforme a os formatos que apruebe el OSCE, el análisis de riesgo implica clasificarlos por niveles en función a:
 Su probabilidad de ocurrencia.
 Su impacto en la ejecución de la obra.
DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD
Gestión de riesgo en la planificación de la ejecución de obras
Precisar y uniformizar los criterios que deben ser tomados en cuanta por las entidades para la implementación de la gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras; con lo que se, incrementara la eficiencia de las obras públicas.
Establecer disposiciones complementarias para la aplicación de las normas referidas a la identificación y asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante la panificación de ejecución de contrato de obras públicas.
Disposición Específicas
7.1 El enfoque integral de gestión de riesgo debe contemplar, por lo menos, los
respuesta a riesgo
De acuerdo con la Décimo Séptima Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, incorporada mediante Decreto Supremo N° 147-2017-EF, lo establecido en el numeral 8.2 del artículo 8 del Reglamento se aplica para la Contratación de obras, cuyos expedientes técnicos se convoquen a partir de la entrada en vigencia de las modificaciones incorporadas por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF. Asimismo, dicha disposición es aplicable para las obras cuya ejecución se realice en virtud de tales expedientes técnicos. Lo establecido en el numeral 116.3 del artículo 116 del Reglamento se aplica a los contratos de obra cuyos expedientes técnicos se convoquen a partir de la entren vigencia de las modificaciones incorporadas por el Decreto Supremo N'
0S6-2017-В.
Lo previsto en los párrafos precedentes también resulta aplicable a los expedientes técnicos de obra que son elaborados y aprobados por las Entidades a partir de la entrada en vigencia de las modificaciones incorporadas por el Decreto Supremo N' 056-2017 EF, así como a los contratos de obra que se deriven de aquellos.
Algunos riesgos:
• De errores o deficiencias en el diseño.
• De construcción originados por aspectos técnicos, ambientales o regulatorios.
• De expropiación de terrenos, de encarecimiento o la no disponibilidad del predio donde construir la infraestructura.
• Riesgo geológico / geotécnico.
• De interferencias / servicios afectados por una deficiente identificación y cuantificación de las mismas.
• Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa
ambiental y de las medidas correctoras definidas en la aprobación de los estudios ambientales.
• Riesgo arqueológico que se traduce en hallazgos de restos arqueológicos
significativos que generen la interrupción del normal desarrollo de las obras.
• Riesgo de obtención de permisos y licencias derivado de la no obtención de alguno
de los permisos y licencias que deben ser expedidas por las instituciones u organismos públicos distintos a la Entidad contratante y que es necesario obtener por parte de ésta antes del inicio de las obras de construcción.
• Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no resultarían imputables a ninguna de las partes.
• Riesgos regulatorios o normativos de implementar las modificaciones normativas.
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
NÚMERO Y FECHA DEL
CÓDIGO DE RIESGO
CAUSA(S) GENERADORA(S)
Causa N° 1
Causa N° 2
Causa N° 3
IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Puntuación del Riesgo
=Probabilidad x
Mitigar Riesgo
Evitar Riesgo
Aceptar Riesgo
DISPARADOR DE RIESGO
ACCIONES PARA DAR
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO Nº 01
Información a consignar
Registrar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) y
fecha en que se emite dicho documento.
Registrar el nombre y la ubicación geográfica del proyecto correspondiente.
Asignar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica)
para identificar cada riesgo.
Describir el riesgo considerando un grado razonable de detalle. Para identificar el riesgo,
pueden utilizarse una variedad de técnicas tales como: revisión de documentación del
de recolección de información (tormenta de ideas, entrevistas),
análisis FODA, lista de chequeo, etc.
Registrar las condiciones o eventos previos que dan lugar a los riesgos identificados. E s
posible que una causa pueda generar más de un riesgo identificado.
Indicar la probabilidad de ocurrencia asignada al riesgo, marcando con una X en la celda
que se ubica a la derecha del valor numérico respectivo.
Indicar el impacto del riesgo en la ejecución de la obra marcando con una X en la celda
La puntuación del riesgo s e obtiene automáticamente multiplicando la probabilidad de
ocurrencia y el impacto estimado. Asimismo, s e determina de manera automática la
prioridad del riesgo motivo de análisis (alta, moderada, baja), teniendo en cuenta los
criterios definidos en la matriz de probabilidad e impacto (Anexo N° 2).
Deberá seleccionar con una X la estrategia a desarrollar. Para ello, conforme a la
metodología del PMBOK, se precisa lo siguiente:
Mitigar e l riesgo implica reducir la probabilidad de ocurrencia o el impacto de un riesgo
través de acciones específicas. Las acciones tendientes a reducir la probabilidad no
necesariamente son las mismas para disminuir el impacto del riesgo.
Evitar e l riesgo implica eliminar la(s) causa(s) generadora(s) del riesgo. Debe tenerse
en cuenta que en determinados casos, evitar el riesgo puede generar la modificación de
las condiciones iniciales del proyecto.
Aceptar e l riesgo implica reconocer el riesgo y determinar, de ser el caso, las medidas
adoptar si el riesgo se materializa.
Transferir e l riesgo implica trasladar el impacto de un riesgo a un tercero, junto con la
responsabilidad de la respuesta.
Detallar el indicador que alertará sobre la materialización del riesgo y que habilitará a
poner en práctica la estrategia de respuesta al riesgo.
Detallar las acciones que s e realizarán para dar respuesta a los riesgos identificados,
conforme a la estrategia seleccionada en el numeral 5.1
3. PRIORIDAD DEL RIESGO
Moderada AltaBaja
2. IMPACTO EN LA
1. PROBABILIDAD DE
0.080Muy
Muy AltoMuy
0.800.05
Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK
Formato para asignar los riesgos
NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
3.INFORMACIÓNDEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA
4.3 RIESGOASIGNADOA
4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
3.3 DEL
3.2 DESCRIPCIÓNDEL RIESGO
DE CÓDIGO RIESGO
riesgo el
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO Nº 03
la fecha en que se emite dicho documento.
Registrar la prioridad (alta, moderada o baja) con la que s e ha calificado al riesgo, de
acuerdo al análisis realizado.
Indicar la estrategia adoptada para dar respuesta al riesgo, marcando con una X en la
celda correspondiente.
conforme a la estrategia seleccionada en el numeral 4.1
Seleccionar con una X al responsable de la gestión del riesgo analizado.
 OBRA
Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otras, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y equipos.
 OBRA PRINCIPAL
Obra materia del proceso de selección que convoca la Entidad.
 .PRESTACION ADICIONAL
Aquella no considerada en el expediente técnico, ni en el contrato original, cuya realización resulta indispensable v necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da lugar a un presupuesto adicional.
 PRESTACION NUEVA DE OBRA
La no considerada en el expediente técnico, ni en el Contrato original, cuya realización no es indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento à la meta obra principal. Estas prestaciones se ejecutan mediante un nuevo contrato, para lo cual debe aplicarse los procedimientos establecidos en la Ley y su Reglamento.
SITEMA DE CONTRATACIÓN (art. 14°) 1. A SUMA ALZADA
Magnitudes y calidades definidas: Monto fijo
No para obras viales y de saneamiento
Aplicable cuando las cantidades (metrados), magnitudes y calidades de la prestación estén definidas en las especificaciones técnicas (en caso de bienes), en los términos de referencias (en caso de servicios) o, en el caso de obras, en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra, respectivas.
El postor formula su oferta por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución, para cumplir con el requerimiento.
Tratándose de obras, el contratista se obliga a ejecutar según orden de prelación:
 1º “mandan” los planos
 2º “mandan” las especificaciones técnicas,
 3º “mandan” las memorias descriptivas
 4º “mandan” los presupuestos
Este sistema se ajusta a más a edificaciones. De hecho, el RLCE señala taxativamente que no puede emplearse en obras de saneamiento y viales.
2. A PRECIOS UNITARIOS
Magnitudes no definidas: Se paga lo realmente ejecutado.
 Aplicable en las contrataciones de bienes, servicios en general, consultorías y obras, cuando no pueda conocerse con exactitud o precisión las cantidades y magnitudes requeridas.
 En el caso de bienes, servicios en general y consultorías, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios en función de las cantidades referenciales contenidas en los documentos del procedimiento de selección y que se valorizan en relación a su ejecución real, durante un determinado plazo de ejecución.
 En el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas, y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.
 La recomendación es aplicarla donde hay mucho riesgo por lo desconocido:
obras tipo redes (saneamiento, viales, canales, etc.) o grandes movimientos de tierras (presas, túnel etc.)
3. ESQUEMA MIXTO
Parte de suma lazada, parte a precio unitario.
MODALIDADES DE EJECUCIÓN (ART. 159) 1. Llave en Mano
Incluye construcción, suministro de equipamiento montaje (puesta en servicio) + operación asistida de la obra (mantenimiento + reparación capacitación + otros: ver ANEXO DEFINICIONES)
En el contrato llave en mano el postor oferta en conjunto la construcción, equipamiento
y montaje hasta la puesta en servicio de determinada obra, pudiendo incluir el
expediente técnico, y en el caso de bienes, además de lo señalado, el postor también oferta instalación y puesta en funcionamiento. En el concurso oferta el postor no oferta
equipamiento ni montaje. El artículo 41, sin embargo, subraya que esta modalidad sólo podrá aplicarse en la ejecución de obras que se convoquen bajo el sistema a suma alzada y siempre que el valor referencial corresponda a una licitación pública. Luego añade que para la ejecución de la obra es un requisito previo la presentación y aprobación del expediente técnico por el íntegro de ella.
2. Concurso Oferta (Disposiciones Complementarias Finales 14ava)
Incluye elaboración del Expediente técnico y ejecución de obra (Suma Alzada):
- Solo cuando V.R. >S/. 10'000,000.00
- Solo Entidades del Poder Ejecutivo
- Solo con Resolución del Titular de la Entidad
-Solo para edificaciones
- NO adicionales error/deficiencia del Expediente Técnico
En el concurso oferta por lo general la elaboración del estudio definitivo es parte de las actividades que debe desarrollar el contratista seleccionado quien, a menudo, no es especialista en estas tareas, por cuanto su experiencia está concentrada en la ejecución misma de las obras.
Dokumente ähnlich wie Obras Publicas
eorregoc
AD Vincent
Willy Rebolledo
Sarita Neira
Wilfredo Ricardez Martinez
Leo Marin Goicochea
adrianapote
osmel salazar
Anexo 4 Modelo de Contrato Obra Publica a Pu
12.- Informe de Necesidad
Andy Huaraca
Memoria y Alcances
Concurso Publico Camara Cuentas
Bases de Ejecución Presupuesto
Mapa Conceptual Presupuesto Actividad 1
Danny Fernando PASQUEL VACCA
Leidy T. Rueda
Crema amazona 2019
ASIGNACIÓN No 4
Alvaro Gutierrez Otavo
Roso Guerrero
Mehr von Alejandro Beca
Ec. Homogeneas
Calculo INF. COEF. DE MANNING ALEJANDRO.xlsx
Mod Procedimiento de Calicata
INFORME DE LABORATORIO DE MECANICA DE FLUIDOS 1.docx
procedimiento de calicata.docx
trazo de la poligonal de diseño
Primera Exposicion de Caminos 1 2018
ALGEBRA 1ro.pdf
Gestion Proyectos Planificacion, Programacion y Control
Mario Alberto Montoya Puertas
3.Pautas Para Presentacion de Tigs_3
Maix Alejandro Padilla Vergara
Ix Convencion Macrorregional Invierte.pe Karla Gaviño
50820395 Diseno de Mezclas SIMPLIFICADO 2005
jaimelazo
Resumen de Teoria
Practica Mat. IV
Cuadernillo de Formulas 2014 Matematicas NM
resumen del libro: el sistema juridico introducción al derecho: dr. marcial rubio correa
Formulario Completo de Matematicas 4
formulario leithod
NORMAS DE CERAMICA
Analisis de La Varianza Apuntes
Leit Romero
Sobre ejecutivos.pdf
Normas Que Regulan El Ruido
YajairaRojas
Si cada xi.docx
Experimentos y Muestreos
Javier Hernandez Serrano
Informe Consultoría Sobre Control
ALISSON MONTAÑO
Cuestionario ISO 9001
Salud Pública - Manual CTO de Medicina y Cirugía 1ª Ed. Chile.pdf
paso4_JoseRestrepo.pdf
Ana Moreno Caldas
Taller 3, APUv-VALPO (Hoy13jul2019)
Exequiel David Castro Sepulveda
Clase 02 Metrados.pdf
Distribución Chi cuadrada
Estadistica Inf
Yleyam Q Aicrag
Unidad II - Herramientas de Medición, Análisis y Mejora
Jose Miguel Garcia Mendoza
Sobredependencia Afectiva y Depresión en Estudiantes
13131916 - Zuasnabar, Ignacio
Primera encuesta alcaldes Invamer 2019
Metodos y tecnicas de invesigacion.docx
Aleatorio Simple y Estrato
AnaMaríaMiranda
ensayo 1 ecvaluacion y mejora de un sistema de gestion de calida ntc iso 9001
Oscar Leonardo Zabala Diaz
Guía de actividades y rúbrica de evaluación-Fase 2- Analizar modelos de evaluación-2 punto 4.docx
Maldonado Munguia Mercedes Angelica M17S1AI1
Angy Lipazaw
Satisfacción de los operados con un programa
quiz23.docx
Perfil Sociodemográfico de Venezuela
Proyecto Cucuta Jabon Artesanal
Cindy Marcela Bueno

References: artículo 12

Artículo 16
 Artículo 32

Artículo 32
 artículo 8
 artículo 116
 artículo 41
 Resolución