Source: http://docplayer.it/17928814-Settore-lavori-pubblici-progetto-esecutivo-ai-sensi-dell-art-93-comma-5-della-d-l-vo-163-2006-e-s-m-i.html
Timestamp: 2018-06-20 10:05:48+00:00

Document:
SETTORE LAVORI PUBBLICI. PROGETTO ESECUTIVO (Ai sensi dell'art. 93 comma 5 della D. L. vo 163/2006 e s.m.i.) - PDF
Download "SETTORE LAVORI PUBBLICI. PROGETTO ESECUTIVO (Ai sensi dell'art. 93 comma 5 della D. L. vo 163/2006 e s.m.i.)"
1 SETTORE LAVORI PUBBLICI PROGETTO ESECUTIVO (Ai sensi dell'art. 93 comma 5 della D. L. vo 163/2006 e s.m.i.) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA DI SAN ROCCO CASTAGNARETTA CUP: CIG: CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (articoli 43, commi da 3 a 6, 138, commi 1 e 2, e 184, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) Contratto a misura importi in euro 1 Importo esecuzione lavoro a misura 45'111,58 2 Importo esecuzione lavoro a corpo 2 Oneri per l attuazione dei piani di sicurezza 7'000,00 3 (se del caso) Lavori in economia previsti nel contratto 4'408,60 A Totale appalto (1 + 2 (se del caso) + 3) 52'111,58 Cuneo lì, 15 dicembre 2011 IL PROGETTISTA (Geom. Roberto PESSIONE) IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO dirigente del settore lavori pubblici (dott. Ing. Luciano MONACO)
2 SOMMARIO PARTE PRIMA DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL APPALTO...6 Titolo I Definizione economica e rapporti contrattuali...6 CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL APPALTO...6 Articolo 1 Oggetto dell appalto 6 Articolo 2 Ammontare dell appalto 6 Articolo 3 Modalità di stipulazione del contratto 7 Articolo 4 Categorie dei lavori 8 CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE...9 Articolo 5 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 9 Articolo 6 Documenti che fanno parte del contratto 9 Articolo 7 Disposizioni particolari riguardanti l appalto 10 Articolo 8 Fallimento dell appaltatore 10 Articolo 9 Rappresentante dell appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 10 Articolo 10 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 11 Articolo 11 Convenzioni in materia di valuta e termini 11 CAPO 3. TERMINI PER L ESECUZIONE Articolo 12 Consegna e inizio dei lavori 12 Articolo 13 Termini per l'ultimazione dei lavori 12 Articolo 14 Proroghe 12 Articolo 15 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori 13 Articolo 16 Sospensioni ordinate dal R.U.P. 14 Articolo 17 Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione 14 Articolo 18 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualità 15 Articolo 19 Inderogabilità dei termini di esecuzione 16 Articolo 20 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 16 CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI Articolo 21 Lavori a corpo 18 Articolo 22 Lavori a misura 18 Articolo 23 Eventuali lavori in economia 19 Articolo 24 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d opera 19 CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA Articolo 25 Divieto di anticipazione 20 Articolo 26 Pagamenti in acconto 20 Articolo 27 Pagamenti a saldo 21 Articolo 28 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 22 Articolo 29 Ritardi nel pagamento della rata di saldo 22 Articolo 30 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 23 Articolo 31 Anticipazione del pagamento di taluni materiali 23 Articolo 32 Cessione del contratto e cessione dei crediti 24 CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE Articolo 33 Cauzione provvisoria 25 Articolo 34 Cauzione definitiva 25 Articolo 35 Riduzione delle garanzie 26 Articolo 36 Obblighi assicurativi a carico dell appaltatore 26 Articolo 37 Variazione dei lavori 27 Articolo 38 Varianti per errori od omissioni progettuali 28 Articolo 39 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 29 Articolo 40 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 30 Articolo 41 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 31
3 LAVORI: MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCUOLA S. ROCCO CASTAGNASRETTA pag. 3 Articolo 42 Articolo 43 Articolo 44 Articolo 45 Piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo () 31 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo () 32 Piano operativo di sicurezza 32 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 33 CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO Articolo 46 Subappalto 34 Articolo 47 Responsabilità in materia di subappalto 36 Articolo 48 Pagamento dei subappaltatori 36 CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO Articolo 49 Accordo bonario 38 Articolo 50 Definizione delle controversie 38 Articolo 51 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 39 Articolo 52 Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 40 Articolo 53 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 41 CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L ULTIMAZIONE Articolo 54 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 44 Articolo 55 Termini per il collaudo o per l accertamento della regolare esecuzione 44 Articolo 56 Presa in consegna dei lavori ultimati 44 CAPO 12. NORME FINALI Articolo 57 Oneri e obblighi a carico dell appaltatore 46 Articolo 58 Obblighi speciali a carico dell appaltatore 49 Articolo 59 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione () 49 Articolo 60 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 50 Articolo 61 Terre e rocce da scavo 50 Articolo 62 Custodia del cantiere 50 Articolo 63 Cartello di cantiere 51 Articolo 64 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 51 Articolo 65 Tracciabilità dei pagamenti 51 Articolo 66 Spese contrattuali, imposte, tasse 52 ALLEGATI al Titolo I della Parte prima Allegato «A» Allegato «B» Allegato «C» Allegato «D» PARTE SECONDA SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE ART. 43, COMMA 3, LETTERA B), DEL D.P.R. N. 207 DEL PARTE SECONDA SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE (ART. 43, COMMA 3, LETTERA B), DEL D.P.R. N. 207 DEL 2010) TITOLO 1: NORME PER LA VALUTAZIONE DELLE OPERE Demolizioni e rimozioni Controsoffitti Isolamenti Opere di assistenza agli impianti Manodopera
4 LAVORI: MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCUOLA S. ROCCO CASTAGNASRETTA pag Noleggi Trasporti Materiali Titolo 2: QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI Titolo 3: MODALITA DI ESECUZIONE.. 69
5 LAVORI: MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCUOLA S. ROCCO CASTAGNASRETTA pag. 5 ABBREVIAZIONI - Codice dei contratti: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; - D.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici; - Capitolato generale d appalto: decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145; - R.U.P.: Responsabile unico del procedimento di cui all articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; - Decreto n. 81 del 2008: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'a - rticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; - DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; - attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n (per appalti da aggiudicare mediante offerta a prezzi unitari) - «lista»: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell opera o dei lavori, di cui all articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
6 LAVORI: MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCUOLA S. ROCCO CASTAGNASRETTA pag. 6 PARTE PRIMA DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL APPALTO Titolo I Definizione economica e rapporti contrattuali Articolo 1 CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL APPALTO Oggetto dell appalto 1. L oggetto dell appalto consiste nell esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell intervento di cui al comma L intervento è così individuato: a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: lavori di messa in sicurezza della palestra della scuola di San Rocco Castagnaretta; b) descrizione sommaria: l amministrazione intende mettere in sicurezza la palestra del plesso scolastico di San Rocco Castagnaretta. Gli interventi previsti in progetto comprendono lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del locale palestra e dei locali di servizio ad essi attigui; c) ubicazione: CUNEO _ Via Aisone fraz. San Rocco Castagnaretta. 3. Sono compresi nell appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi del controsoffitto, (i) dei quali l appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza4. L esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell arte e l appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l articolo 1374 del codice civile. 5. Anche ai fini dell articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici: Articolo 2 Codice identificativo della gara (CIG) Ammontare dell appalto Codice Unico di Progetto (CUP) 1. L importo dell appalto posto a base dell affidamento è definito dalla seguente tabella: (scegliere una delle seguenti DUE OPZIONI) (OPZIONE 1: senza lavorazioni in economia previste dal contratto) A CORPO A MISURA TOTALE Importi in euro (C) (M) (C + M) 1 Importo esecuzione lavori a misura 45'111,58 45'111,58 2 Oneri per l attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso 7'000,00 7'000,00 TOT IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2) 52'111,58 2. L importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al
7 LAVORI: MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCUOLA S. ROCCO CASTAGNASRETTA pag. 7 netto del ribasso percentuale offerto dall appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo Non è soggetto al ribasso l importo degli oneri per l attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto dell allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, relativi: a) al lavoro a corpo, che resta fisso nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 2, colonna (C); b) ai lavori a misura, indicato nella tabella di cui al comma 1, rigo 2, colonna (M). 4. Gli importi dei lavori a misura e degli oneri per la sicurezza relativi ai lavori a misura, indicati nella tabella di cui al comma 1, nella colonna (M), soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell articolo Non sono soggetti al ribasso i seguenti importi: a) oneri per l attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto dell allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, relativi: a.1) al lavoro a corpo, che resta fisso nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 2, colonna (C); a.2) ai lavori a misura, indicati nella tabella di cui al comma 1, rigo 2, colonna (M); a.3) ai lavori in economia, indicati nella tabella di cui al comma 1, rigo 4; b) costi del personale, dei noli e dei trasporti, limitatamente ai lavori in economia, indicati nella tabella di cui al comma 1, al rigo 3.1 e al rigo 3.2, ai sensi dell articolo 179, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010; 6. Gli importi dei lavori della parte a misura e degli oneri per la sicurezza relativi ai lavori a misura sono soggetti a rendicontazione contabile ai sensi dell articolo 23; gli importi dei lavori in economia di cui al comma 2, lettere b) e c), al comma 3, lettera b), nonché degli oneri per la sicurezza relativi ai lavori in economia di cui al comma 3, lettera a), sub. a.3), sono stimati e soggetti a rendicontazione contabile ai sensi dell articolo 24. Articolo 3 Modalità di stipulazione del contratto 1. Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, commi 6, 7 e 9, del D.P.R. n. 207 del L importo del contratto, come determinato in sede di gara e nella «lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l esecuzione dell appalto» (di seguito denominata semplicemente «lista»), di cui all articolo 119, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, in base alle quantità effettivamente eseguite: a) della parte di lavori a misura, indicato nella tabella di cui all articolo 2, comma 1, colonna (M), come determinato in seguito all offerta dell appaltatore, può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale. b) resta fermo quanto previsto all articolo 2, comma 4, in relazione ai lavori in economia. 2. Anche ai sensi dell articolo articolo 119, comma 5, del D.P.R. n. 207 del 2010: a) per la parte di lavoro indicato nella tabella di cui all articolo 2, comma 1, colonna (C), prevista a corpo negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti dall appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l importo complessivo dell offerta, anche se determinato attraverso l applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella «lista», ancorché rettificata o integrata dall offerente, essendo obbligo esclusivo di quest ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell offerta sulla
8 LAVORI: MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCUOLA S. ROCCO CASTAGNASRETTA pag. 8 sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi; b) per i lavori indicati nella tabella di cui articolo 2, comma 1, colonna (M), previsti a misura negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti dall appaltatore in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari». 3. I prezzi unitari di cui al comma 2, per la parte a corpo, ancorché senza valore negoziale ai fini dell appalto e della determinazione dell importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d opera, se ammissibili ai sensi dell articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui all articolo I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell articolo 2, commi 2 e 3. Articolo 4 Categorie dei lavori lavori in appalto di importo pari o inferiore a euro) 1. Ai sensi degli articoli 61 e 90 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali/specializzate (ii) «OG1» - Classifica I ( fino a.258'000,00. (iii) La categoria di cui al comma 1 costituisce solo indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all allegato B al D.P.R. n. 207 del Per l esecuzione dei lavori è necessario il possesso dei requisiti con una delle seguenti modalità: a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui all articolo 90, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010;
9 LAVORI: MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCUOLA S. ROCCO CASTAGNASRETTA pag. 9 CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE Articolo 5 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. Articolo 6 Documenti che fanno parte del contratto 1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d appalto, ancorché non materialmente allegati: a) il Capitolato generale d appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest ultimo; b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo; c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati nell allegato «C», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3 (iv) ; d) l elenco dei prezzi unitari come definito all articolo 3; e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza; f) il piano operativo di sicurezza di cui all articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell allegato XV allo stesso decreto; g) il cronoprogramma di cui all articolo 40 del D.P.R. n. 207 del 2010; h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37; i) il Piano di qualità di costruzione e installazione di cui all articolo 19, comma 4, redatto dall appaltatore ai sensi dell articolo 43, comma 4, del D.P.R. n. 207 del 2010; l) il Piano per i controlli di cantiere di cui all articolo 8, comma 3, redatto dalla Stazione appaltante ai sensi dell articolo 43, comma 5, del D.P.R. n. 207 del Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: a) il Codice dei contratti; b) il D.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile; c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
10 LAVORI: MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCUOLA S. ROCCO CASTAGNASRETTA pag Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: a) il computo metrico e il computo metrico estimativo; b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all articolo 132 del Codice dei contratti; c) le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, che quelle risultanti dalla «lista» di cui all articolo 119 del D.P.R. n. 207 del 2010, predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall appaltatore e da questi presentata in sede di offerta. Articolo 7 Disposizioni particolari riguardanti l appalto 1. La sottoscrizione del contratto da parte dell appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 2. Ai sensi dell articolo 106, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, l appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l immediata esecuzione dei lavori. 3. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d appalto e della documentazione allegata, l appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto: di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello delle strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità; di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi posti a base d appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive; di avere formulato la propria offerta tenendo conto, anche per le opere a corpo, di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità; gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive devono essere preventivamente sottoposti all approvazione del Direttore Lavori; ove trattasi di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d appalto, dopo l approvazione del Direttore dei Lavori, l Appaltatore dovrà provvedere al deposito, se in zona sismica, ai sensi della legge n. 64/74 e successive modifiche e integrazioni. Tali progetti vanno poi allegati alla documentazione di collaudo. Articolo 8 Fallimento dell appaltatore 1. In caso di fallimento dell appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del Codice dei contratti. 2. Se l esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell articolo 37 del Codice dei contratti. Articolo 9 Rappresentante dell appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all articolo 2 del capitolato generale d appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
11 LAVORI: MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCUOLA S. ROCCO CASTAGNASRETTA pag. 11 termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all articolo 3 del capitolato generale d appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all articolo 4 del capitolato generale d appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. Articolo 10 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 2. Per quanto riguarda l accettazione, la qualità e l impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l eventuale sostituzione di quest ultimo, si applicano rispettivamente l articolo 167 del D.P.R. n. 207 del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d appalto. 3. L appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n L appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008). Articolo 11 Convenzioni in materia di valuta e termini 1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro. 2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa. 3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n
12 LAVORI: MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCUOLA S. ROCCO CASTAGNASRETTA pag. 12 Articolo 12 CAPO 3. TERMINI PER L ESECUZIONE Consegna e inizio dei lavori 1. L esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell esecutore. 2. Se nel giorno fissato e comunicato l appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l affidamento del completamento dei lavori, l appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 3. E facoltà della Stazione appaltante procedere in via d urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del D.P.R. n. 207 del 2010 e dell articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti; il direttore dei lavori provvede in via d urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 4. Il R.U.P. accerta l avvenuto adempimento degli obblighi di cui all articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l urgenza è limitata all esecuzione di alcune di esse. Articolo 13 Termini per l'ultimazione dei lavori 1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. Questi ultimi, calcolati pari al 30 per cento del tempo utile contrattuale, per i quali non si redigerà alcun verbale di sospensione lavori per avverse condizioni meteorologiche. 3. L appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l approntamento delle opere necessarie all inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (v) riferito alla sola parte funzionale delle opere. Articolo 14 Proroghe 1. Se l appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.
13 LAVORI: MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCUOLA S. ROCCO CASTAGNASRETTA pag In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all articolo 14, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività. 3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori. 4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P. 5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. 6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta. 7. Trova altresì applicazione l articolo 159, commi 8, 9 e 10, del D.P.R. n. 207 del Articolo 15 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori 1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d arte, la direzione dei lavori d ufficio o su segnalazione dell appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d opera nei casi previsti dall articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Se l appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell articolo 190 del D.P.R. n. 207 del In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., se il predetto verbale è trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il
14 LAVORI: MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCUOLA S. ROCCO CASTAGNASRETTA pag. 14 conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all articolo 19. Articolo 16 Sospensioni ordinate dal R.U.P. 1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l ordine è trasmesso contemporaneamente all appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione. 2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all appaltatore e al direttore dei lavori. 3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili. 4. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall articolo 14, o comunque quando superino 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Articolo 17 Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione 1. Ai sensi dell articolo 145, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille (euro zero e centesimi cinquanta ogni mille) (vi) dell importo contrattuale, corrispondente a euro. In relazione all esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato speciale, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importi. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell articolo 13, comma 2 oppure comma 3; b) nell inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell articolo 13, comma 4; c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l appaltatore, in seguito all andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all articolo 19.
15 LAVORI: MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCUOLA S. ROCCO CASTAGNASRETTA pag La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. (vii) 6. L importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l articolo 21, in materia di risoluzione del contratto. 7. L applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. Articolo 18 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualità 1. Ai sensi dell articolo 43, comma 10, del D.P.R. n. 207 del 2010, entro trenta giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. (viii) 2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato. 3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma Ai sensi dell articolo 43, comma 4, del D.P.R. n. 207 del 2010, l appaltatore è obbligato, prima dell inizio dei lavori, a redigere e consegnare al direttore dei lavori, per l approvazione, di un Piano di qualità di
16 LAVORI: MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCUOLA S. ROCCO CASTAGNASRETTA pag. 16 costruzione e di installazione, che deve prevedere, pianificare e programmare le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano deve altresì definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità. Il Piano di qualità deve tener conto delle soglie temporali di cui al comma 5 e delle consegne frazionate di cui al comma 6. Articolo 19 Inderogabilità dei termini di esecuzione 1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione: a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b) l adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale; f) le eventuali controversie tra l appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l appaltatore e il proprio personale dipendente; h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all articolo 18, né per l eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell articolo 21. Articolo 20 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 1. L eventuale ritardo imputabile all appaltatore nel rispetto dei termini per l ultimazione dei lavori superiore a 20 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell articolo 136 del Codice dei contratti. 2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. 3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all articolo 18, comma 1, è computata sul periodo
17 LAVORI: MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCUOLA S. ROCCO CASTAGNASRETTA pag. 17 determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma Sono dovuti dall appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
18 LAVORI: MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCUOLA S. ROCCO CASTAGNASRETTA pag. 18 Articolo 21 Lavori a corpo CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 2. Nel corrispettivo per l esecuzione del lavoro a corpo s intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie e sottocategorie disaggregate (ix) di lavoro indicate nella tabella di cui all articolo 5, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell articolo 184 del D.P.R. n. 207 del La lista delle voci e delle quantità relative al lavoro a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo, anche ai sensi dell articolo 119, comma 5, del D.P.R. n. 207 del Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella di cui all articolo 5, comma 1, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione. 6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all articolo 184 del D.P.R. n. 207 del 2010, per l accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio. La predetta riserva riguarda i seguenti manufatti e impianti: a) ; b) ; c) ; d). Articolo 22 Lavori a misura 1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
19 LAVORI: MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCUOLA S. ROCCO CASTAGNASRETTA pag Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori. 3. Nel corrispettivo per l esecuzione degli eventuali lavori a misura s intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante. 4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall elenco dei prezzi unitari di cui all articolo 3, comma Gli oneri per la sicurezza determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all articolo 5, per la parte a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. Articolo 23 Eventuali lavori in economia 1. La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto, di cui all articolo 2, comma 1, rigo 3, è effettuata con le modalità previste dall articolo 179 del D.P.R. n. 207 del 2010, come segue: a) per quanto riguarda i materiali di cui all articolo 2, comma 1, rigo 3.3, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente; b) per quanto riguarda il costo del personale o della manodopera di cui all articolo 2, comma 1, rigo 3.1 e i trasporti e i noli di cui all articolo 2, comma 1, rigo 3.2, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su questi ultimi due addendi. 2. Gli oneri per la sicurezza individuati in economia, come evidenziati nella parte in economia della tabella di cui all articolo 5, comma 1, sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che le componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al comma Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del D.P.R. n. 207 del Articolo 24 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d opera 1. Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori. 2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all articolo 27, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima. 3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.
20 LAVORI: MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCUOLA S. ROCCO CASTAGNASRETTA pag. 20 Articolo 25 Divieto di anticipazione CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA 1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 91, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è dovuta all appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 10 per cento) dell importo del contratto, da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal R.U.P.. 2. L anticipazione è revocata se l esecuzione del contratto non prosegue secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. 3. Sull importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. 4. Ai sensi dell articolo 124, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, l erogazione dell anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: a) importo garantito almeno pari all anticipazione, maggiorato dell I.V.A. all aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori; b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento; c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989 e l articolo 140, commi 2, 3 e 4, del D.P.R. n. 207 del Al pagamento dell anticipazione si applica la disciplina di cui all articolo 27, comma 7. Articolo 26 Pagamenti in acconto 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 35'000, Ai sensi dell articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell articolo 194 del D.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l indicazione della data di chiusura; b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell articolo 195 del D.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l indicazione della data di emissione. 4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell appaltatore, previa

References: articolo 53
 Articolo 1
 Articolo 2
 Articolo 3
 Articolo 4
 Articolo 5
 Articolo 6
 Articolo 7
 Articolo 8
 Articolo 9
 Articolo 10
 Articolo 11
 Articolo 12
 Articolo 13
 Articolo 14
 Articolo 15
 Articolo 16
 Articolo 17
 Articolo 18
 Articolo 19
 Articolo 20
 Articolo 21
 Articolo 22
 Articolo 23
 Articolo 24
 Articolo 25
 Articolo 26
 Articolo 27
 Articolo 28
 Articolo 29
 Articolo 30
 Articolo 31
 Articolo 32
 Articolo 33
 Articolo 34
 Articolo 35
 Articolo 36
 Articolo 37
 Articolo 38
 Articolo 39
 Articolo 40
 Articolo 41
 Articolo 42
 Articolo 43
 Articolo 44
 Articolo 45
 Articolo 46
 Articolo 47
 Articolo 48
 Articolo 49
 Articolo 50
 Articolo 51
 Articolo 52
 Articolo 53
 Articolo 54
 Articolo 55
 Articolo 56
 Articolo 57
 Articolo 58
 Articolo 59
 Articolo 60
 Articolo 61
 Articolo 62
 Articolo 63
 Articolo 64
 Articolo 65
 Articolo 66
 ART. 43
 articolo 10
 articolo 119
 Articolo 1
 articolo 1374
 articolo 3
 articolo 66
 Articolo 2
 articolo 179
 articolo 23
 articolo 24
 Articolo 3
 articolo 53
 articolo 119
 articolo 2
 articolo 132
 articolo 2
 articolo 119
 articolo 2
 articolo 2
 articolo 132
 articolo 2
 Articolo 4
 articolo 90
 Articolo 5
 Articolo 6
 articolo 3
 articolo 100
 articolo 131
 articolo 100
 articolo 131
 articolo 89
 articolo 40
 articolo 19
 articolo 43
 articolo 8
 articolo 43
 articolo 132
 articolo 119
 Articolo 7
 articolo 106
 Articolo 8
 articolo 37
 Articolo 9
 articolo 2
 articolo 3
 articolo 4
 Articolo 10
 articolo 167
 Articolo 11
 Articolo 12
 articolo 153
 articolo 11
 articolo 41
 Articolo 13
 Articolo 14
 articolo 14
 articolo 14
 articolo 14
 articolo 14
 articolo 159
 Articolo 15
 articolo 132
 articolo 190
 articolo 19
 Articolo 16
 articolo 16
 articolo 14
 Articolo 17
 articolo 145
 articolo 13
 articolo 13
 articolo 19
 articolo 21
 Articolo 18
 articolo 43
 articolo 43
 Articolo 19
 articolo 14
 articolo 15
 articolo 16
 articolo 18
 articolo 21
 Articolo 20
 articolo 136
 articolo 18
 Articolo 21
 articolo 5
 articolo 184
 articolo 119
 articolo 5
 articolo 184
 Articolo 22
 articolo 3
 articolo 5
 Articolo 23
 articolo 2
 articolo 179
 articolo 2
 articolo 2
 articolo 2
 articolo 5
 articolo 32
 Articolo 24
 articolo 27
 Articolo 25
 articolo 124
 articolo 140
 articolo 27
 Articolo 26
 articolo 4
 articolo 194
 articolo 195