Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-90861-de-agosto-6-de-2014?documento=legcol&contexto=legcol_0670f3956b000118e0530a0101510118&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-16 05:45:34+00:00

Document:
RESOLUCIÓN 90861 DE 06 DE AGOSTO DE 2014
CONTENIDO:MODIFICA LA RESOLUCIÓN 91159 DE 2013, EN LO RELATIVO AL PLAN DE EXPANSIÓN DE REFERENCIA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA – TRANSMISIÓN 2013-2027.
RESOLUCIÓN 90861 DE 2014
“Por la cual se modifica el anexo de la Resolución 91159 de 2013”.
en uso de las facultades legales y, en especial las establecidas en el numeral 8º del artículo 5º del Decreto 381 de 2012, y
Que mediante Resolución 91159 de 2013, previas las aprobaciones correspondientes por parte del comité asesor de planeamiento de la transmisión, CAPT, se modificó la Resolución 180423 de 2012 y se subrogó la Resolución 90772 de 2013, mediante las cuales se adoptaron los planes de expansión de referencia para transmisión 2012-2025 y 2013-2027, incluyendo entre otras en el documento anexo, la obra de transmisión requerida para la conexión de la central de generación Ituango al Sistema Interconectado Nacional, SIN.
Que la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, mediante oficio radicado 2014036718 del 09-06-2014, solicitó al Ministerio de Minas y Energía modificar la fecha de entrada del proyecto de transmisión Ituango para agosto de 2018, argumentando lo siguiente:
“A través del plan de expansión de referencia generación transmisión 2013-2027, adoptado mediante Resolución del Ministerio de Minas y Energía 91159 de 2013 la UPME definió, entre otras, la obra de transmisión requerida para conexión de la central de generación Ituango al SIN. Actualmente, este proyecto tiene como fecha de entrada en operación el mes de junio de 2018, tres meses antes de la entrada en operación de la primera unidad de generación prevista para septiembre de 2018...
Los cambios en el cronograma y la fecha de entrada del proyecto de generación, según lo indica el EPM, son resultado de los riesgos sociopolíticos y de seguridad en la zona.
Por lo anterior, teniendo en cuenta el nuevo reporte de fechas de EPM y que el proyecto de transmisión debe estar disponible tres (3) meses antes de la entrada en servicio de la primera unidad de generación, se solicita al MME modificar la fecha de entrada del proyecto de transmisión Ituango para agosto de 2018, dando alcance a la resolución que adoptó el plan de expansión asociado.
A nivel técnico, se debe indicar que dicho cambio no tiene implicaciones sobre la disponibilidad de la red eléctrica para que se dé inicio a las obligaciones de energía en firme, OEF, de la central Ituango, establecido para el 1º de diciembre de 2018; lo anterior teniendo en cuenta que el proyecto de transmisión estará en operación antes del pico de demanda de 2018 y antes del inicio de obligaciones de energía en firme”.
Que la dirección de energía eléctrica del Ministerio de Minas y Energía mediante memorando 2014039617 del 20-06-2014, solicitó a la oficina asesora jurídica del Ministerio de Minas y Energía la expedición del acto administrativo correspondiente.
Que mediante Resolución 181313 de 2002 el Ministerio de Minas y Energía estableció los criterios y la forma para la elaboración del plan de expansión del Sistema Interconectado Nacional, indicando en el ordinal a) del artículo 3º que “El plan de expansión debe ser flexible en el mediano y largo plazo, de tal forma que se adapte a los cambios que determinen las condiciones técnicas, económicas, financieras y ambientales”.
ART. 1º—Modificar en el plan de expansión de referencia generación-Transmisión 2013-2027, anexo a la Resolución 91159 de 2013, la fecha de entrada del proyecto de transmisión denominado “Conexión del proyecto de generación Ituango”, del mes de junio de 2018 al mes de agosto de 2018.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 artículo 5
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 3
 Resolución