Source: http://docplayer.cz/2043044-Analyza-proveditelnosti-a-vyhodnosti-projektu-ppp-d3-brezen-2013.html
Timestamp: 2017-05-26 23:37:14+00:00

Document:
Analýza proveditelnosti a výhodnosti projektu PPP D3. Březen PDF
Download "Analýza proveditelnosti a výhodnosti projektu PPP D3. Březen 2013"
1 Analýza proveditelnosti a výhodnosti projektu PPP D3 Březen 20132 Důležité upozornění Tato Analýza proveditelnosti a výhodnosti projektu PPP D3 (déle též Analýza ) byla vytvořena jako jeden z podkladů pro objektivní rozhodování Ministerstva dopravy a následně Vlády ČR o dalším postupu ve věci záměru realizovat projekt PPP D3. Použití této Analýzy a všech jejích částí se řídí smlouvou o poskytování služeb mezi Ministerstvem dopravy (dále též Objednatel ) a PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. (dále též Poradce, my a náš ) ze dne 13. listopadu 2012 (dále též Smlouva ). Analýza byla zpracována výlučně pro potřeby Vlády ČR a Ministerstva dopravy v souladu s ustanoveními Smlouvy a nemůže proto být použita pro jakýkoli jiný účel. V tomto smyslu nejsou v Analýze obsaženy informace, které by mohlo vyžadovat použití pro jiný účel nebo které by případně jakákoli třetí strana, které bude Analýza zpřístupněna, mohla pro jiný účel potřebovat nebo očekávat. Případné zpřístupnění obsahu Analýzy třetím stranám tak může být učiněno výlučně pro informační potřeby. Analýza v žádném ohledu nepředstavuje investiční doporučení pro jakéhokoli investora. Poradce neodpovídá za vady, které byly či budou způsobeny použitím podkladů převzatých od Objednatele, u kterých Poradce ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost. U veřejných informačních zdrojů jsme spoléhali na integritu informací, aniž bychom tyto informace jakýmkoliv způsobem zkoumali, auditovali, potvrzovali nebo ověřovali. Nepřebíráme proto jakoukoliv odpovědnost za přesnost nebo úplnost takových informací. Upozorňujeme, že z podstaty ekonomického rozvoje a vývoje faktorů relevantních pro tuto Analýzu plyne, že informace zde použité mohou rychle zastarat. S ohledem na charakter této Analýzy (ve srovnání s auditem nebo právním, či znaleckým posudkem) a naší práce na této Analýze, nelze poskytnut žádnou záruku ve smyslu jakýchkoli budoucích změn podmínek, změn legislativního a regulačního rámce a z toho vyplývajících ekonomických a jiných dopadů a nepřijímáme proto jakoukoliv odpovědnost za změny (v legislativě a relevantním regulačním rámci) nebo vznik nových vývojových trendů v relevantním prostředí a trzích, ke kterým by mohlo nebo může dojít, ale které nejsou odraženy nebo zmíněny v naší Analýze. PwC 2/853 Obsah Důležité upozornění... 2 Seznam zkratek a definice... 4 Úvod... 6 Manažerské shrnutí Podrobný popis projektu a předpokládaný způsob jeho realizace v jednotlivých variantách Možné způsoby zajištění předmětu Projektu Podrobný popis předmětu Projektu Náklady Projektu Analýza rizik Analýza a srovnání modelů zajištění předmětu Projektu Rozpočtové souvislosti Platební mechanismus Nakládání s majetkem státu Předčasné ukončení Strategie způsobu výběru Koncesionáře Předpokládaný časový harmonogram Shrnutí testování trhu Závěr Příloha 1 Mapy projektových úseků Příloha 2 Matice rizik Příloha 3 Výstupy finančního modelu Příloha 4 Analýza citlivosti Příloha 5 Informace od Zadavatele pro MF a ČSÚ Příloha 6 Kompenzace v případě předčasného ukončení hlavní principy Příloha 7 Odůvodnění významné veřejné zakázky pro účely schválení vládou ČR PwC 3/854 Seznam zkratek a definice ADSCR Annual Debt Service Cover Ratio - Jedná se o finanční ukazatel krytí dluhové služby, na základě kterého věřitelé hodnotí schopnost dlužníka splácet úvěr. Tento ukazatel ukazuje na schopnost dlužníka splácet úvěr z disponibilního ročního peněžního toku. ČR ČSÚ DSP DÚR EIB EUR Hodnota za peníze IRR Česká republika Český statistický úřad Dokumentace pro stavební povolení Dokumentace pro územní rozhodnutí Evropská investiční banka Euro Optimální kombinace nákladů a kvality služeb po celou dobu trvání Projektu IRR vnitřní výnosové procento vlastního kapitálu stanoveno jako kombinace výnosů vlastníků Koncesionáře z vkladu do základního jmění a podřízeného dluhu. Klasický model Model vedoucí k uzavření jednotlivých smluv mezi Zadavatelem a vybraným uchazečem na realizaci projektových činností, stavebních prací popř. souvisejících činností, kteréžto smlouvy jsou zadávány zvlášť postupem podle Zákona o veřejných zakázkách; provozování a údržbu provádí veřejný sektor vlastními silami. Financování Projektu je zajišťováno z veřejných rozpočtů. Koncesionář Subjekt, se kterým Zadavatel uzavřel Koncesionářskou smlouvu Koncesionářská smlouva MF MÚK PPP PPP model Projekt Smlouva ve smyslu 18a a násl. Zákona o pozemních komunikacích Česká republika Ministerstvo financí Mimoúrovňová křižovatka Partnerství veřejného a soukromého sektoru Model vedoucí k uzavření Koncesionářské smlouvy postupem podle 18a a násl. Zákona o pozemních komunikacích, zahrnující rovněž provozování a údržbu dálnice ze strany soukromého sektoru. Financování je zajištěno ze soukromých zdrojů s odloženými platbami veřejného sektoru ve formě Služebného po uvedení jednotlivých dálničních úseků do provozu. Zajištění financování, projektování, výstavby, provozování a údržby části dálnice D3 v úseku Bošilec - Ševětín - Borek a variantně rovněž zajištění provozování a údržby částí dálnice PwC 4/855 D3, které přímo navazují na úsek Bošilec - Ševětín - Borek, a to v úseku Veselí nad Lužnicí - Bošilec a v úseku Borek - Úsilné. PwC ŘSD SFDI Služby poskytované Koncesionářem Služebné SOPC4 PricewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o. Ředitelství silnic a dálnic ČR Státní fond dopravní infrastruktury Souhrn činností poskytovaných Koncesionářem v rámci Projektu na základě Koncesionářské smlouvy. Úhrada za služby poskytované Koncesionářem ve smyslu 18b Zákona o pozemních komunikacích. Služebné je založeno na tom, zda je příslušný úsek dálnice dostupný, resp. zda není zcela nebo částečně nedostupný. Britský smluvní standard PPP projektů. Srážky Částka, o kterou se podle dohodnutého platebního mechanismu snižuje Služebné z důvodu nedostupnosti dálnice (způsobující omezení provozu) nebo z důvodů neudržení či nedosažení kvalitativních parametrů definovaných Koncesionářskou smlouvou. SSÚD Středisko správy a údržby dálnice TEN-T Transevropské dopravní sítě (Trans-European Transport Network) ÚOHS ÚR Varianta A Varianta B Zadavatel Zákon o DPH Zákon o pozemních komunikacích Zákon o veřejných zakázkách Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Územní rozhodnutí Zajištění financování, projektování, výstavby, provozování a údržby části dálnice D3 v úseku Bošilec Ševětín Borek, o celkové délce 18,82 km. Zajištění financování, projektování, výstavby, provozování a údržby části dálnice D3 v úseku Bošilec - Ševětín - Borek (tak jako ve Variantě A) a rovněž zajištění provozování a údržby částí dálnice D3, které přímo navazují na úsek Bošilec - Ševětín - Borek, a to v úseku Veselí nad Lužnicí - Bošilec a v úseku Borek - Úsilné. Délka těchto navazujících úseků činí 8,78 km. Česká republika Ministerstvo dopravy Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění PwC 5/856 Úvod Vláda ČR svým usnesením č. 469 ze dne 26. června 2012 uložila Ministerstvu dopravy zpracovat a předložit vládě Analýzu proveditelnosti a výhodnosti realizace projektu dálnice D3 v úsecích Bošilec- Ševětín-Borek formou PPP (dále též Analýza ), která naplní požadavky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a bude dostatečně odborným ekonomickým odůvodněním účelnosti zadání zakázky formou PPP. Východiskem pro kvantitativní porovnání výhodnosti realizace projektu formou PPP je předpoklad, že zdroje financování, které by jinak byly vynaloženy na výstavbu dálnice D3 v úsecích Bošilec- Ševětín-Borek v klasickém modelu (zejména tedy EU fondy), lze účelně využít na jiných dopravních stavbách. Tento výchozí předpoklad je plně v souladu s jedním z hlavních cílů Ministerstva dopravy, tedy efektivní využívání dostupných zdrojů financování, což mimo jiné v současné době znamená především maximalizaci čerpání EU fondů. Závěry této Analýzy je tak nutné interpretovat v kontextu tohoto výchozího předpokladu. Na základě zadávacího řízení byla zpracováním Analýzy a souvisejících dokumentů pověřena společnost PricewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o. V souladu s podmínkami zadávacího řízení byly při přípravě Analýzy využívány podklady a dokumenty zpracované v gesci Ministerstva dopravy týkající se PPP projektu dálnice D3 v Jihočeském kraji. Výchozími podklady, které byly pro potřeby Analýzy využívány, jsou Koncesní projekt PPP D3/R3 schválený vládou ČR v roce 2008 a aktualizovaná verze tohoto dokumentu z roku Při zpracování Analýzy bylo postupováno v souladu s příslušnými metodikami Ministerstva financí upravujícími postup při přípravě studií proveditelnosti PPP projektů a hodnocení výhodnosti PPP projektů. PwC 6/857 Manažerské shrnutí Základní údaje o Projektu Název projektu Zadavatel Předmět Projektu Investiční náklady Předpokládaná doba trvání Projektu Platební mechanismus Vliv na stávající systém výběru výkonového a časového zpoplatnění Vlastnictví infrastruktury Legislativní připravenost Projekt PPP D3 Česká republika - Ministerstvo dopravy Varianta A Financování, doprojektování, výstavba, provozování a údržba části dálnice D3 v úseku Bošilec Ševětín Borek, o celkové délce 18,82 km. Varianta B Stejný předmět jako ve Variantě A plus navíc provozování a údržba navazujících úseků dálnice Veselí nad Lužnicí - Bošilec a Borek - Úsilné. Délka navazujících úseků činí 8,78 km. cca 4,4 mld. Kč Doba výstavby: 2 roky Doba provozování a údržby: 30 let Platby veřejného sektoru Koncesionáři založené na tom, zda je příslušný úsek dálnice dostupný v příslušné kvalitě uživatelům. Veřejný sektor platí za služby poskytnuté Koncesionářem až po uvedení infrastruktury do provozu, a to po dobu 30-ti let. V případě nedodržení výkonových a kvalitativních požadavků Koncesionářem jsou automaticky uplatněny srážky na Služebné. V případě úplné nedostupnosti úseku dálnice z důvodů na straně Koncesionáře nebude Služebné za daný úsek hrazeno vůbec. Výše Služebného (v nominálních hodnotách) v prvním roce provozování dálnice Koncesionářem činí 496 mil. Kč ve Variantě A a 523 mil. Kč ve Variantě B Projektu. Provoz systému elektronického mýtného a výběr mýtného bude (tak jako u jiných zpoplatněných komunikací) provozován ze strany Ředitelství silnic a dálnic. Peněžní prostředky získané z výkonového i časového zpoplatnění budou příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury, nikoliv příjmem Koncesionáře. Vlastníkem dálnice bude po celou dobu výstavby i provozu Česká republika. Pro realizaci Projektu PPP modelem není nezbytné provádět legislativní změny. PwC 7/858 Zkušenosti z obdobných projektů Projekt je koncipován v souladu s nejlepší zahraniční praxí. V rámci Evropské unie byla obdobná struktura úspěšně použita ve více než 20 silničních projektech za posledních 5 let. Strategie způsobu výběru Koncesionáře Zájem o realizaci Projektu Předpokládaný harmonogram výstavby Výběr Koncesionáře má dle ustanovení 18a Zákona o pozemních komunikacích proběhnout postupem dle Zákona o veřejných zakázkách. Doporučeným typem zadávacího řízení je soutěžní dialog. Zájem o realizaci Projektu PPP modelem specifikovaným v tomto dokumentu projevila řada renomovaných stavebních společností a financujících institucí (včetně např. Evropské investiční banky). Dokončení majetkoprávní přípravy 4/2014 Zahájení přípravných stavebních prací a výstavby 1/2015 Uvedení úseku Bošilec - Ševětín - Borek do provozu 1/2017 (platí jak pro Klasický model, tak i pro PPP model) Porovnání hodnoty za peníze Klasického modelu a PPP modelu Kvalitativní porovnání Klasického modelu a PPP modelu Realizace Projektu PPP modelem přináší hodnotu za peníze v obou zvažovaných variantách rozsahu Projektu. Hodnota za peníze Varianty A, tj. úspora Zadavatele při použití PPP modelu oproti realizaci s využitím Klasického modelu, dosahuje v čisté současné hodnotě výše 277,7 mil. Kč, tj. 5,2 %. Z hlediska celkových výdajů Zadavatele na Projekt po celou dobu trvání Koncesionářské smlouvy se tedy jedná o nejvýhodnější model realizace. Hodnota za peníze Varianty B při použití PPP modelu dosahuje v čisté současné hodnotě výše 219,6 mil. Kč, tj. 3,9 %. Z provedeného kvalitativního hodnocení obou modelů vyplývá, že pro zajištění předmětu Projektu je výhodnější PPP model oproti Klasickému modelu. Hlavními kvalitativními výhodami PPP modelu jsou: dosažení a udržování požadované kvality dálnice a služeb souvisejících s provozováním dálnice po celou dobu smluvního vztahu, s tím souvisí i vyšší uživatelský komfort a nižší nehodovost realizace Projektu ve stanoveném časovém horizontu veřejný sektor nenese riziko případného překročení rozpočtu vyšší efekt podpory hospodářského růstu vzhledem k uvolnění veřejných investičních zdrojů pro další rozvojové investice možnost mimobilanční evidence aktiv, v důsledku čehož nedojde k negativnímu dopadu na dluh vládního sektoru. Doporučený způsob realizace Projektu Na základě uvažovaných předpokladů nejlépe splňuje cíle Projektu, požadavky Zadavatele a potřeby veřejnosti zajištění předmětu Projektu PPP modelem. V rámci zadávacího řízení (soutěžního dialogu) by měla být na základě řešení předkládanými účastníky soutěžního dialogu analyzována výhodnost jednotlivých variant rozsahu Projektu i délka doby provozování a údržby. Následně by bylo rozhodnuto o tom, zda bude pro Zadavatele výhodnější Varianta A, či Varianta B a určena optimální doba provozování a údržby. PwC 8/859 1. Podrobný popis projektu a předpokládaný způsob jeho realizace v jednotlivých variantách 1.1 Identifikace potřeby a strategie Zadavatele Hlavním předmětem projektu je výstavba úseku dálnice D3 Bošilec Ševětín - Borek o celkové délce 18,82 km a odhadovaných investičních nákladech ve výši 4,4 mld. Kč bez DPH. Tento úsek významně přispívá ke kvalitnějšímu kapacitnímu dopravnímu spojení Jihočeského kraje a návazně Rakouska s dalšími regiony ČR. Výstavba tohoto úseku je plně v souladu se strategickými cíli Zadavatele stanovenými mj. Dopravní politikou ČR na léta Potřeba urychlené dostavby dálnice D3 vyplývá i z usnesení vlády č. 255 ze dne 11. dubna 2012, v souvislosti s výstavbou 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Temelín. Mezinárodní význam dálnice D3 vyplývá z jejího zařazení do Transevropské dopravní sítě TEN-T (Trans-European Transport Network). V uvedených souvislostech existuje jasný, prokazatelný a dlouhodobý konsensus na vnitrostátní i mezinárodní úrovni o nezbytnosti výstavby úseků dálnice D Aktuální stav V úseku Bošilec - Ševětín - Borek je v současnosti doprava realizována především na směrově nerozdělené pozemní komunikaci I/3. Technický stav komunikace I/3, její směrové a výškové vedení a šířkové uspořádání je s ohledem na dopravní zátěže a bezpečnost silničního provozu nevyhovující. V minulosti byla tato komunikace částečně modernizována a překládána mimo centra dotčených obcí s tím, že některé části této přeložky tvoří poloviční profil budoucí dálnice D3. V případě dopravních nehod nebo při opravách vozovky vznikají z titulu nadměrné dopravní zátěže kongesce a následné ochromení a zastavení dopravy. V důsledku toho jsou řidiči nuceni hledat alternativní trasy přes rezidenční čtvrtě obcí. 1.3 Předmět projektu Varianta A Předmětem projektu v základní variantě (Varianta A) je zajištění financování, projektování, výstavby, provozování a údržby části dálnice D3 v úseku Bošilec Ševětín Borek, o celkové délce 18,82 km. Varianta B Za účelem využití synergických efektů je zvažována varianta, ve které bude předmětem projektu kromě zajištění financování, projektování, výstavby, provozování a údržby části dálnice D3 v úseku Bošilec - Ševětín - Borek (tak jako ve Variantě A) rovněž zajištění provozování a údržby částí dálnice D3, které přímo navazují na úsek Bošilec - Ševětín - Borek, a to v úseku Veselí nad Lužnicí - Bošilec a v úseku Borek - Úsilné. 1 Délka těchto navazujících úseků činí 8,78 km (dále též Projekt ). Rozsah obou variant je graficky znázorněn v následujícím obrázku. Rozsah Varianty A je znázorněn žlutou barvou, u Varianty B je součástí Projektu i provozování navazujících úseků znázorněných hnědou barvou. 1 Zahrnutí provozování a údržby dalších projektových úseků dálnice D3 naráží na podmínku klasifikace projektových aktiv mimo bilanci vládních institucí dle metodiky Eurostatu (metodika ESA95). Z tohoto důvodu nejsou v této Analýze uvažovány varianty zahrnující provozování a údržbu úseku Nová Hospoda Veselí nad Lužnicí a úseku Úsilné Krasejovka. Tato problematika je blíže vysvětlena v kapitole 7.3. PwC 9/8510 Varianta A Varianta B Analýza proveditelnosti a výhodnosti projektu PPP D3 Podrobný popis předmětu Projektu v obou variantách je uveden v kapitole 3. Podrobné mapy těchto projektových úseků jsou obsaženy v příloze Možné způsoby zajištění předmětu Projektu V úvahu připadají následující způsoby zajištění předmětu Projektu: Klasickým modelem. PPP modelem, kdy je využita spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Výše uvedené možné způsoby zajištění předmětu Projektu jsou stručně popsány níže, přičemž finanční analýza obou těchto způsobů je obsažena v kapitole Klasický model Klasický model vychází z běžně používané praxe veřejného sektoru, spočívající v postupném a odděleném zadávávání provedení všech jednotlivých částí projektové dokumentace a stavby, eventuálně i služeb podporujících provoz, technickou správu a údržbu. Funkci investora, provoz a financování zajišťuje příslušný zadavatel s použitím prostředků veřejných rozpočtů, případně zdrojů z fondů EU. Zadavatelem zakázek na realizaci dálničních staveb s použitím Klasického modelu je ŘSD, jehož základním předmětem činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. třídy, zabezpečení jejich výstavby a modernizace, včetně jejich správy, údržby a oprav. ŘSD při výstavbě dálnice fakticky vystupuje jako investor, budoucí provozovatel a správce. Investiční prostředky a prostředky pro provoz a technickou správu a údržbu i investiční opravy dálnic jsou získávány zejména prostřednictvím rozpočtu SFDI. ŘSD zajišťuje přípravu a realizaci dálničních staveb prostřednictvím soukromého projektanta a dodavatele stavby, tj. uchazeče, se kterým ŘSD na základě Klasického modelu uzavře smlouvu o dílo. Projektant přitom zajišťuje projektovou dokumentaci ve stupních DÚR, DSP a dokumentace zadání stavby. Realizační dokumentaci zajišťuje v rámci smlouvy uzavřené na základě Klasického modelu PwC 10/8511 dodavatel stavby, který koordinuje své subdodavatele. Zajištění investorské přípravy stavby bývá realizováno ze strany ŘSD. Projektový management na vrcholové úrovni zajišťuje ŘSD. V případě čerpání prostředků EU je zřízena funkce externího nezávislého technického dozoru stavby (supervizora). ŘSD zajišťuje funkce organizace a řízení provozu, technické správy a údržby. Pro poskytování dílčích služeb v této oblasti je v některých případech využíváno outsourcingu. Zadání oprav je zpravidla realizováno obdobně jako dodávka nové stavby, tj. s použitím Klasického modelu. Klasický model přípravy a realizace Projektu Veřejný sektor koordinuje celý proces přípravy, výstavby, provozování a údržby. Na základě samostatných zadávacích řízení zajišťuje soukromý sektor oddělené zhotovení projektové dokumentace, realizaci stavby a související činnosti, čímž je odděleno i vnímání otázky nákladů celoživotního cyklu. Veřejný sektor definuje své požadavky na výstavbu dálnice na základě vstupů (např. definice výkazu výměr atd.). Údržba je zajišťována vlastními silami veřejného sektoru (samostatné veřejné zakázky na nákupy příslušné techniky, materiálu apod.) Vlastníkem infrastruktury je po celou dobu výstavby i provozu Česká republika. Klasický model představuje výchozí srovnávací základ pro vyhodnocení možnosti zajištění předmětu Projektu PPP modelem. 2.2 PPP model PPP model, založený na plnohodnotném zapojení soukromého sektoru do rozvoje veřejných služeb, při vhodném strukturování umožňuje dosáhnout kvalitativní změnu a úspory celoživotního cyklu ve vybraných projektech v dopravní infrastruktuře. V PPP modelu Zadavatel zajišťuje doprojektování, výstavbu, provozování a údržbu dálničního úseku prostřednictvím Koncesionáře, a to na základě uzavřené Koncesionářské smlouvy 2. V Koncesionářské smlouvě Zadavatel specifikuje výkonové a kvalitativní ukazatele požadovaných služeb. Technicko realizační a provozní otázky pak ponechává v plné kompetenci Koncesionáře (při dodržení ostatních smluvně definovaných požadavků). Jedním z rysů PPP modelu je to, že náklady na výstavbu infrastruktury nese Koncesionář, který teprve následně při dodržení smluvně zakotvených výkonových a kvalitativních ukazatelů dostává od veřejného sektoru platbu za dostupnost infrastruktury. Rozdílný profil plateb veřejného sektoru v případě PPP modelu a Klasického modelu je patrný z následujícího zjednodušeného schématu: 2 Smlouva ve smyslu 18a a násl. Zákona o pozemních komunikacích. 3 Zdroj: European PPP Expertise Centre. Jedná se o úspěšně realizované silniční PPP projekty, ve kterých se na financování spolupodílela Evropská investiční banka. PwC 11/85 12 Podstata PPP modelu při naplnění podmínek Eurostatu (metodika ESA95) rovněž umožňuje klasifikovat investici do infrastruktury veřejné služby mimo deficit rozpočtu a dluh vládního sektoru. Tato problematika je blíže vysvětlena v kapitole 7.3. Logika PPP modelu v rámci Projektu je následující: PPP model přípravy a realizace Projektu Zadavatel specifikuje výkonové a kvalitativní požadavky na služby poskytované Koncesionářem v rámci Projektu. Koncesionář doprojektuje a postaví infrastrukturu podle smluvně stanovených výkonových a kvalitativních požadavků Zadavatele. Koncesionář následně zabezpečuje údržbu a provozování infrastruktury podle smluvně stanovených výkonových a kvalitativních požadavků Zadavatele po dobu 30-ti let. Koncesionář zajišťuje financování výstavby infrastruktury v rámci Projektu. Zadavatel za služby poskytnuté Koncesionářem po uvedení infrastruktury do provozu platí platby za dostupnost (Služebné) po dobu 30-ti let. V případě nedodržení výkonových a kvalitativních požadavků Koncesionářem jsou automaticky uplatněny srážky na platby za dostupnost. V případě úplné nedostupnosti úseku dálnice z důvodů na straně Koncesionáře nebude Služebné za daný úsek hrazeno vůbec. Provoz systému elektronického mýtného a výběr mýtného bude (tak jako u jiných zpoplatněných komunikací) provozován ze strany Ředitelství silnic a dálnic. Peněžní prostředky získané z výkonového i časového zpoplatnění budou příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury, nikoliv příjmem Koncesionáře. PPP model je tak plně v souladu se stávajícím systémem výkonového i časového zpoplatnění. Po ukončení koncesního období (2 roky výstavba + 30 let provozování infrastruktury) je infrastruktura splňující smluvně stanovené kvalitativní požadavky předána zpět k provozování veřejnému sektoru. Stejně jako v Klasickém modelu, vlastníkem infrastruktury je po celou dobu výstavby i provozu Česká republika. Zadavatel po celou dobu účinnosti Koncesionářské smlouvy provádí kontrolní a monitorovací činnost ve vztahu k plnění povinností Koncesionáře. PwC 12/8513 V rámci Evropské unie byla obdobná struktura úspěšně použita ve více než 20 silničních projektech za posledních 5 let 3. Z provedených právních analýz vyplývá, že platná legislativa České republiky umožňuje realizaci PPP projektů, a není tak nezbytné pro účel realizace Projektu provádět legislativní změny. 4 O případných legislativních úpravách, které by zjednodušily realizaci PPP projektů, tak lze uvažovat až po vyhodnocení zkušeností z tohoto Projektu. Mezi obvyklé výhody realizace projektů formou PPP modelu lze zařadit následující: Realizace Projektu ve stanoveném horizontu Koncesionář obdrží první platby Služebného až v okamžiku zahájení provozu na řádně dokončeném úseku dálnice. Tím je Koncesionář motivován ke včasné a realizaci výstavby. Veřejný sektor nenese riziko případného překročení rozpočtu. Dosažení a udržování požadované kvality infrastruktury a služeb souvisejících s provozováním infrastruktury po celou dobu smluvního vztahu - převzetí rizika dostupnosti dálnice stimuluje Koncesionáře ke kvalitním dodávkám Služeb. K plným platbám Služebného dochází pouze tehdy, jsou-li Koncesionářem plně dodržovány smluvně stanovené kvalitativní a výkonové ukazatele jeho činnosti. Snížení nákladů na životní cyklus synergie mezi procesy technické přípravy, výstavby, provozu a údržby umožňují zlepšit efektivitu a snižují celkové náklady za celou dobu trvání Koncesionářské smlouvy. Vhodnější rozložení rizik faktický přenos rizika na ten subjekt, jenž umí dané riziko lépe řídit, čímž lze dosáhnout snížení nákladů spojených s řízením daných rizik. Optimální rozložení kompetencí - Zadavatel se zabývá činnostmi monitorovacími a regulačními. Koncesionář se zabývá činností podnikatelskou, tzn. zajištěním financování, výstavbou, provozováním a údržbou. Při vhodném strukturování nedochází v důsledku realizace projektu ke zvýšení vládního dluhu. Příslušný projekt může být realizován formou PPP modelu i tehdy, pokud je dostupnost potřebného objemu veřejných zdrojů v daném čase omezena, neboť náklady na výstavbu a financování v plné míře nese Koncesionář. Za služby poskytnuté Koncesionářem veřejný sektor platí platby, které jsou rozloženy do období 30-ti let. Tím, že se investují soukromé finanční zdroje, je možné směřovat veřejné investiční zdroje do další výstavby dopravní infrastruktury. Mezi nevýhody realizace projektů PPP modelem patří: Vyšší administrativní náročnost přípravy a realizace projektů, vyplývající především z dlouhodobého charakteru projektu a komplexnosti poskytovaných služeb (projektování, financování, výstavba a údržba) integrovaných v rámci jednoho smluvního vztahu. Tuto nevýhodu lze částečně ošetřit využitím osvědčené a trhem akceptované standardní dokumentace k zadávacímu procesu a k uzavření smlouvy. To významně přispěje nejen ke zkrácení a snížení náročnosti zadávacího procesu, ale zároveň přispěje k atraktivitě, kredibilitě a transparentnosti zadávacího procesu pro všechny zúčastněné strany. Vyšší náklady na financování než v případě Klasického modelu. Tato nevýhoda je vyvažována efektivnějším řízením nákladů celoživotního cyklu Koncesionářem díky vhodnější alokaci projektových rizik mezi veřejný a soukromý sektor. 5 3 Zdroj: European PPP Expertise Centre. Jedná se o úspěšně realizované silniční PPP projekty, ve kterých se na financování spolupodílela Evropská investiční banka. 4 Toto vyplývá jednak z analýz provedených Zadavatelem při přípravě Koncesního projektu PPP D3/R3 v roce 2009, jednak i ze stanoviska Asociace pro PPP z roku Kvantitativní posouzení výhodnosti obou modelů je součástí tohoto dokumentu. PwC 13/8514 Relativní neflexibilnost vyplývající z dlouhodobého smluvního vztahu. Toto souvisí s nutností dlouhodobého plánování a stanovování cílů pro daný projekt a jeho dlouhodobou užitnou hodnotu tak, aby nebylo nutné revidovat základní principy fungování smluvního vztahu. Na druhé straně při optimální smluvní struktuře lze dosáhnout v projektu dílčích změn tak, aby byly zohledněny požadavky zadavatele i v průběhu provozování infrastruktury Koncesionářem. 2.3 Podmínky proveditelnosti Projektu V následující tabulce je uveden přehled hlavních podmínek proveditelnosti Projektu, a to v obou možných modelech realizace. Tam, kde je to relevantní, je rovněž uveden odkaz na příslušnou kapitolu, ve které je daná problematika řešena. Podmínka realizovatelnosti Ekonomická výhodnost realizace (hodnota za peníze) Připravenost Projektu a další kroky v investorské přípravě Vliv na deficit rozpočtu a dluh vládního sektoru Přenos projektových rizik Vhodná podoba, obsah a struktura smluvních vztahů Účast Evropské investiční banky Zájem trhu PPP model Klasický model Poznámka Realizován by měl být obecně takový model, který přináší Zadavateli vyšší hodnotu za peníze. Podpůrným faktorem při rozhodování jsou i výhody a nevýhody kvalitativního charakteru. 1) Dokončení majetkoprávní přípravy (výkupy pozemků a zajištění věcných břemen). 2) Definování detailních technických kvalitativních a výkonnostních požadavků na Projekt. Zadavatel v souladu s metodikou Eurostatu ESA95 koncipuje Projekt tak, aby nebyl klasifikován jako aktivum vládního sektoru, resp. aby závazky vyplývající z Koncesionářské smlouvy nezvyšovaly saldo rozpočtu a dluh vládního sektoru. Podmínkou realizovatelnosti je alokace projektových rizik mezi veřejný sektor a Koncesionáře, která je akceptovatelná jak pro Zadavatele, tak i Koncesionáře a jeho financující instituce a zároveň vyhovující metodice Eurostatu ESA95 pro klasifikaci závazků. Vzhledem k pilotnímu charakteru Projektu je nezbytné strukturovat smluvní vztahy PPP modelu v souladu s obvyklou mezinárodní praxí v obdobných projektech (vhodným východiskem je např. britský smluvní standard PPP projektů SOPC4), při respektování legislativního prostředí České republiky. Ačkoliv není nezbytnou podmínkou, účast EIB na financování Projektu přispěje ke snížení nákladů na financování Projektu, a tím ke snížení plateb Zadavatele. Projekt a jeho finanční a smluvní podmínky musí být akceptovatelné nejen pro Zadavatele, ale i pro konsorcia potenciálních Koncesionářů a jejich financujících institucí. Pak lze očekávat velký zájem trhu o Projekt. 1) Dokončení majetkoprávní přípravy (výkupy pozemků a zajištění věcných břemen). 2) Dále zajištění financování investičních nákladů Projektu. V případě realizace Klasickým modelem je Projekt vždy vykazován jako aktivum vládního sektoru a závazky z financování Projektu zvyšují saldo rozpočtu a dluh vládního sektoru. Veškerá projektová rizika nese veřejný sektor (v rámci podmínek dodavatelských smluv). Jednotlivé činnosti jsou zajišťovány na základě samostatných smluvních vztahů. V případě Klasického modelu je úvěr EIB jednou z možností financování či kofinancování Projektu. S ohledem na situaci v odvětví lze předpokládat velký zájem stavebních společností. Detailní analýza této problematiky je uvedena v kapitole 6. Viz harmonogram v kapitole 12. Detailní analýza této problematiky je uvedena v kapitole 7.3. Detailní analýza této problematiky je uvedena v kapitole 4.1 a Základní principy smluvních vztahů v PPP modelu jsou řešeny v kapitolách: předmět Projektu, alokace rizik, 8 - platební mechanismus, 9- nakládání s majetkem státu, 10 - předčasné ukončení. Finanční přínos z účasti EIB je popsán v kapitole 4 a výstup z testování zájmu EIB o Projekt je popsán v kapitole 13. Závěry z testování zájmu trhu o realizaci Projektu jsou shrnuty v kapitole 13. PwC 14/8515 Stabilní politická podpora PPP modelu jako doplňkového zdroje financování rozvoje dopravní infrastruktury Zdroj: PwC Politická podpora PPP modelu je zásadní pro řádnou přípravu realizace Projektu, pro řešení dílčích překážek, které se mohou během příprav a realizace Projektu vyskytnout, a při schvalovacích procedurách Projektu. Pro řadu uchazečů je stabilita politické podpory klíčová při rozhodování, zda se zadávacího řízení účastnit, neboť na přípravu je ze strany uchazečů nutné vynaložit již ve fázi zadávacího řízení významné prostředky převyšující desítky miliónů korun. - Viz rovněž závěry z testování zájmu trhu o realizaci Projektu, které jsou shrnuty v kapitole Finanční dostupnost realizace Projektu Financování rozvoje dálniční infrastruktury dle Klasického modelu probíhá prostřednictvím rozpočtu SFDI. Prostředky SFDI v současné době naplňují výnosy z některých daní, výnosy z výkonového a časového zpoplatnění dálnic, dotace ze státního rozpočtu a prostředky plynoucí z evropských fondů v rámci Operačního programu doprava. Alternativně lze investiční prostředky na akce financované ze SFDI pokrýt úvěrem. Takto získaný úvěr se však při využití na financování výstavby v Klasickém modelu plně promítá do dluhu vládního sektoru. Jednotlivé roční rozpočty SFDI jsou finančně limitovány a jejich vývoj probíhal a probíhá v následujících relacích: Schválený rozpočet SFDI (v mld. Kč) 82,1 81,3 73,1 96,0 61,3 66,0 64,5 Zdroj: SFDI Střednědobý výhled rozpočtu SFDI na období nepředpokládá financování výstavby staveb 0309/I a 0309/II ze zdrojů SFDI, tedy nepočítá se zahájením realizace Projektu dle Klasického modelu. Vyčleněny jsou prostředky na pokračování majetkoprávní přípravy Projektu. V současné době je analyzována změna institucionální struktury financování dopravní infrastruktury, spočívající mimo jiné v transformaci části ŘSD na akciovou společnost. Tento nově vytvořený subjekt by zajišťoval rozvoj, výstavbu, modernizaci, správu, údržbu a opravy dálnic a rychlostních silnic a hospodařil by s příjmy ze zpoplatnění užívání těchto komunikací. Tyto příjmy by tak již nebyly příjmem SFDI. V případě, že by SFDI (resp. transformované ŘSD) měl v nejbližších letech plně nést investiční náklady Projektu ve výši přibližně 4,4 mld. Kč, pak by měl takový způsob financování Projektu dopad na další výdajové priority SFDI, kterými je především spolufinancování akcí z Evropských fondů a financování provozu a údržby jednotlivých typů dopravní infrastruktury. Ve srovnání s tím první platby ze strany veřejného sektoru v případě PPP modelu budou provedeny nejdříve v roce 2017 a budou rozložené v čase po dobu trvání Koncesionářské smlouvy. 3. Podrobný popis předmětu Projektu 3.1 Projektování, výstavba a financování výstavby dálnice Projekt v obou variantách zahrnuje doprojektování a výstavbu úseku dálnice D3 Bošilec - Ševětín - Borek. Tento úsek je tvořen stavbou 0309/I Bošilec - Ševětín a stavbou 0309/II Ševětín - Borek. PwC 15/8516 Základní charakteristiky těchto staveb jsou shrnuty v následujících tabulkách: Stavba D3 0309/I Bošilec - Ševětín Základní údaje celková délka stavby: 8,14 km kategorie dálnice: D 27,5/120 počet MÚK: 0 počet mostních konstrukcí delších než 100m: 1 počet ostatních mostních konstrukcí a nadjezdů: 8 Popis stavby Stavba se nachází zcela mimo zastavěná území okolních obcí a je novostavbou vedenou převážně po zemědělských pozemcích, přičemž v části trasy je dálnice vedena zhruba ve stopě dnešní silnice I/3. Stav přípravy Připravena dokumentace pro stavební povolení (11/2010), probíhají výkupy a zajišťování smluv o věcných břemenech. Zdroj: Ministerstvo dopravy Stavba D3 0309/II Ševětín - Borek Základní údaje celková délka stavby: 10,68 km kategorie dálnice: D 27,5/120 počet MÚK: 2 počet mostních konstrukcí delších než 100m: 0 počet ostatních mostních konstrukcí a nadjezdů: 9 Popis stavby Stavba se nachází zcela mimo zastavěná území okolních obcí a je rozšířením stávající silnice I/3 na parametry dálnice s tím, že původní silnice I/3 je sama o sobě přeložkou vybudovanou v letech jako poloviční profil dálnice. Stav přípravy Připravena dokumentace pro stavební povolení (11/2010), probíhají výkupy a zajišťování smluv o věcných břemenech. Zdroj: Ministerstvo dopravy Základní požadavky v období výstavby: Doba výstavby 2 roky Zadavatel předá Koncesionáři ekvivalent dokumentace pro stavební povolení. Možnost návrhu úprav v dokumentaci pro stavební povolení ze strany Koncesionáře. Příprava realizační dokumentace stavby Koncesionářem. Provedení výstavby v souladu se všemi závaznými stanovisky uplatněnými v rámci schvalovacích procesů. Financování výstavby v rámci Projektu zajišťuje Koncesionář. Zadavatel za plnění poskytnuté Koncesionářem po uvedení infrastruktury do provozu platí platby za dostupnost (Služebné) po dobu 30-ti let. Podrobný popis platebního mechanismu je uveden v kapitole 8. Provádění stavby s ohledem na minimalizaci znečištění okolních komunikací. Nutnost opravy stavbou poškozených okolních komunikací (případně dalšího majetku). Zohlednění zachování provozu na současné I/3 v maximální míře, minimální využívání objízdných tras. Kontrolní činnost plnění závazků Koncesionáře ze strany Zadavatele v období výstavby. 3.2 Provozování a údržba dálnice Tak jak bylo uvedeno v kapitole 1.3, Varianta A a Varianta B předmětu Projektu se liší rozsahem provozovaných a udržovaných dálničních úseků. Ve Variantě A se údržba a provozování vztahuje pouze na úsek Bošilec - Ševětín - Borek, zatímco ve Variantě B se údržba a provozování vztahuje kromě úseku Bošilec - Ševětín - Borek i na přímo navazující úseky dálnice D3: úsek Veselí nad Lužnicí - Bošilec a na úsek Borek - Úsilné. PwC 16/8517 Základní charakteristiky těchto přímo navazujících úseků jsou shrnuty v následujících tabulkách: Stavba D3 0308/C Veselí nad Lužnicí - Bošilec Základní údaje celková délka stavby: 5,62 km kategorie dálnice: D 27,5/120 počet MÚK: 1 počet mostních konstrukcí delších než 100m: 0 počet ostatních mostních konstrukcí a nadjezdů: 3 Popis stavby Stavba začíná za MÚK Veselí sever a dále je vedena vpravo od stávající silnice I/3, která tvoří levou polovinu dálnice. Tento poloviční profil dálnice je v provozu od roku Za MÚK Veselí sever jsou nadjezdy silnic III/14718 a II/147. První mostní objekt je stávající a druhý bude nově postaven (monolitický předpjatý spojitý nosník). Za těmito objekty je situována MÚK Veselí jih, která je již v provozu a je ve tvaru trubky. Stav přípravy Hlavní stavební povolení vydána. Výstavba bude realizována klasickou veřejnou zakázkou, s předpokládaným termínem uvedení do provozu v lednu Zdroj: Ministerstvo dopravy Stavba D3 0309/III Borek - Úsilné Základní údaje celková délka stavby: 3,16 km kategorie dálnice: D 27,5/120 počet MÚK: 1 počet mostních konstrukcí delších než 100m: 1 počet ostatních mostních konstrukcí a nadjezdů: 7 Popis stavby Stavba se nachází na severovýchodním okraji Českých Budějovic, východně od obce Borek a mezi obcemi Úsilné a Hůry. Stavba Borek Úsilné je na začátku napojena na předchozí stavbu, která je v provozu v polovičním profilu jako silnice I/3. Na konci stavby bude trasa zakončena za mimoúrovňovou křižovatkou Úsilné se silnicí I/34, která je navržena jako trojlístková s direktivní větví. Na stavbu bude bezprostředně navazovat stavba 0310, která dokončí dálniční obchvat města Českých Budějovic. Stav přípravy Vydána dílčí stavební povolení na složitější stavební objekty. Výstavba bude realizována klasickou veřejnou zakázkou, s předpokládaným termínem uvedení do provozu v lednu Zdroj: Ministerstvo dopravy Graficky je rozsah provozování a údržby v jednotlivých variantách zobrazen v kapitole 1.3. V obou variantách bude Koncesionář v rámci Projektu po dobu 30-ti let provozovat, udržovat a provádět obnovu svěřeného úseku dálnice. Prostřednictvím údržby a obnovy Koncesionář zajistí, aby svěřené úseky dálnice byly po celou dobu jejich provozování ve stavu úplné dostupnosti, který bude blíže specifikován v technických přílohách Koncesionářské smlouvy. V případě, že Koncesionář nebude provádět údržbu a obnovu svěřeného úseku dálnice řádně a smluveným způsobem, nezajistí tak plnou dostupnost svěřeného úseku, čímž dojde ke snížení Služebného z důvodu srážek pro časovou nedostupnost či srážek za nedosažení kvality (blíže viz kapitola 8). Obnova bude zahrnovat předem plánované opravy většího rozsahu tak, aby byly svěřené úseky dálnice ve stavu úplné dostupnosti. Prostřednictvím obnovy bude Koncesionář zejména zajišťovat, aby svěřený úsek splňoval definované požadavky na kvalitu dálnice D3 (např. min. tloušťka obrusné vrstvy, která musí být kontinuálně udržována). Obnovu bude Koncesionář provádět na základě harmonogramu obnovy (a předvídatelné údržby), který bude Zadavatel na návrh Koncesionáře každoročně schvalovat. Údržba bude zahrnovat veškerou běžnou údržbu svěřeného úseku dálnice, kterou bude Koncesionář provádět kontinuálně (odklízení sněhu, sekání zeleně, náhodné opravy po haváriích atd.). Všechny údržbové práce a opravy budou plánovány a prováděny tak, aby byl co nejméně omezován vlastní silniční provoz a aby bylo dbáno na jeho maximální bezpečnost a plynulost. Koncesionář bude povinen provádět obnovu a údržbu v souladu s platnými právními předpisy, zejména dle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění, technickými normami řady ČSN, ostatními technickými podmínkami a dalšími směrnicemi, pokyny a nařízeními. Veškeré činnosti a zjištění, které PwC 17/8518 Koncesionář při provádění obnovy a údržby učiní, musí být zaznamenány v elektronické formě a budou součástí dokladů požadovaných při zpětném převzetí svěřeného úseku dálnice. Při dopravních nehodách a jiných mimořádných situacích je nutná spolupráce se všemi složkami Integrovaného záchranného systému pro zajištění záchrany lidských životů, likvidace nehody či mimořádné situace a co nejrychlejší obnovení provozu. 3.3 Středisko správy a údržby dálnice V praxi ŘSD je správa a údržba dálnic v ČR zajišťována středisky správy a údržby dálnice (SSÚD). Střediska se nachází v uzavřeném areálu, kde jsou administrativní, sociální, garážové, opravárenské, skladové a technologické objekty. Pro údržbu dálničních úseků Bošilec - Ševětín - Borek (Varianta A), či Veselí nad Lužnicí - Bošilec - Ševětín - Borek - Úsilné (Varianta B) je v Borku u stavby 0309/II plánována výstavba SSÚD Borek. Výstavba, údržba a obnova SSÚD Borek dle podrobné specifikace, která bude uvedena v Koncesionářské smlouvě je součástí předmětu Projektu. Při ukončení Koncesionářské smlouvy je Koncesionář povinen předat SSÚD Borek zpět Zadavateli. 3.4 Zpětný převod infrastruktury při ukončení Projektu Stát zůstane vlastníkem dálnice D3 po celou dobu trvání Koncesionářské smlouvy. Vždy po skončení doby provozování svěřeného úseku dálnice budou příslušné úseky 0309/I a 0309/II ve Variantě A a úseky 0308/C až 0309/III ve Variantě B předány zpět Zadavateli. Koncesionář předá svěřený úsek po ukončení jeho provozování zpět Zadavateli ve stavu blíže specifikovaném Koncesionářskou smlouvou. K zajištění takového zpětného předání bude ve stanovené době před ukončením provozování svěřeného úseku zjištěn a vyhodnocen stavebnětechnický stav daného úseku prostřednictvím předávacího supervizora pověřeného Zadavatelem (předpokládá se, že tuto funkci bude plnit ŘSD). Předávací supervizor identifikuje, s ohledem na stav, ve kterém má být svěřený úsek dle Koncesionářské smlouvy předán zpět Zadavateli, nedostatky svěřeného úseku a o zjištěných nedostatcích vydá závazné stanovisko. Na základě závazného stanoviska předávacího supervizora bude Koncesionář povinen uvést svěřený úsek ke dni jeho zpětného předání do cílového stavu zpětného předání. Pro zajištění této povinnosti Koncesionáře bude použit institut zádržného ze Služebného. 4. Náklady Projektu 4.1 Východiska Tato část Analýzy popisuje peněžní toky jednotlivých modelů zajištění předmětu Projektu (tj. Klasického modelu a PPP modelu), jež tvoří základ pro kvantitativní porovnání celkových výdajů jednotlivých modelů pro Zadavatele, jak je podrobněji popsáno v kapitole 6. Zároveň odpovídají na otázku, zda je daný model zajištění předmětu Projektu pro Zadavatele finančně dostupný. Základními položkami výdajů jsou investiční náklady, provozní výdaje a výdaje životního cyklu, jejichž struktura a odhadovaná výše pro oba modely odráží požadavky Zadavatele na předmět Projektu (více viz kapitola 3) a v tomto smyslu vychází ze stejné úrovně. Součástí výdajů jsou dále položky, které jsou specifické pouze pro jednotlivé modely nebo vycházejí z jiné výchozí úrovně. Strukturu začlenění výdajů podle jednotlivých modelů zajištění předmětu Projektu lze zjednodušeně shrnout v následující tabulce: Položka Klasický model PPP model Investiční náklady Ano Ano Provozní výdaje Ano Ano Výdaje na životní cyklus Ano Ano PwC 18/8519 Další výdaje veřejného sektoru charakteristické pouze pro Klasický model Další výdaje veřejného sektoru vyvolané realizací Projektu PPP modelem Další výdaje soukromého sektoru charakteristické pouze pro PPP model Ano Ano Ano Z hlediska výše výdajů jsou analyzovány obě varianty rozsahu Projektu (tedy Varianta A a Varianta B, viz kapitola 1.3 a 3.2), jak je zrekapitulováno níže: Varianta Úseky Předmět Projektu Varianta A 0309/I 0309/II Financování, projektování, výstavba, provozování a údržba Varianta B 0308C, 0309/III Pouze provoz a údržba 0309/I a 0309/II Financování, projektování, výstavba, provozování a údržba 4.2 Investiční náklady Investiční náklady jsou výdaje na pořízení nového a obnovu opotřebovaného hmotného investičního majetku a byly připraveny v souladu s pravidly pro přípravu investiční výstavby při použití Klasického modelu zajištění předmětu Projektu. Investiční náklady byly stanoveny pro každý úsek zvlášť a zahrnují následující položky: Všeobecné položky, Demolice, Dálnice, silnice a cesty, Mostní objekty, Vodohospodářské objekty, Elektro objekty, Úpravy trakčních vedení, Zabezpečení a ochranná zařízení, Příprava území, vegetativní úpravy, SSÚD, SSÚRS a odpočívky. Investiční náklady jednotlivých úseků byly stanoveny na základě analýzy rozsahu objektů podle dostupné dokumentace (DÚR, DSP) a s použitím normativů cen stavebních prací, vydaných Ministerstvem dopravy ČR. Investiční náklady jsou stanoveny v cenové úrovni roku 2012 a jsou uváděny bez DPH. Investiční náklady (v mil. Kč) Úsek 0309/I (Varianta A i B) 2 140,3 Úsek 0309/II (Varianta A i B) 2 300,5 Zdroj: Ministerstvo dopravy Výše uvedené investiční náklady neobsahují žádné rezervy, ani ocenění rizik spojených s doprojektováním a výstavbou těchto úseků (ocenění a dopad odpovídajících rizik na porovnání způsobů zajištění předmětu Projektu je shrnuto v kapitole 5 a 6). 4.3 Provozní výdaje Provozní výdaje představují výdaje neinvestičního charakteru a jejich vývoj byl stanoven podle jednotlivých úseků na základě předpokládaného růstu objemu dopravních intenzit a obecně celkovou dobu provozování. PwC 19/8520 Provozní výdaje zahrnují následující položky: pravidelný monitoring a diagnostika běžná letní údržba, čištění, mytí, odvodňovací zařízení, stavební údržba vozovky, péče o zeleň, údržba příslušenství dálnic, mosty, údržba, opravy, vodorovné značení, příprava na zimu, zimní údržba, havárie, odtahy, výkon pro další subjekty, údržba areálů, likvidace odpadů, dílenské práce a ostatní práce. Provozní výdaje jsou stanoveny pro Varianty A i B zvažovaných možností zajištění předmětu Projektu (Klasický model či PPP model). Jsou stanoveny v cenové úrovni roku 2012 a jsou uváděny bez DPH. Provozní výdaje (v mil. Kč) Varianta A (úsek 0309/I a 0309/II) 521,7 Varianta B (úsek 0308C, 0309/I, 0309/II a 0309/III) 727,4 Zdroj: Ministerstvo dopravy Výše uvedené provozní výdaje neobsahují žádné rezervy, ani ocenění rizik spojených s provozováním těchto úseků (ocenění a dopad odpovídajících rizik na porovnání způsobů zajištění předmětu Projektu je shrnuto v kapitole 5 a 6). 4.4 Výdaje na životní cyklus Výdaje na životní cyklus představují výdaje na střední a těžkou údržbu po celou dobu provozování Projektu, včetně výdajů na uvedení dálnice do požadovaného technického stavu definovaného Koncesionářskou smlouvou při zpětném předání. Výdaje životního cyklu Projektu se předpokládají každoročně od sedmého roku užívání daného úseku. Výdaje na životní cyklus jsou stanoveny pro Varianty A i B zvažovaných možností zajištění předmětu Projektu (Klasický model či PPP model) v cenové úrovni roku 2012 a jsou uváděny bez DPH. Výdaje na životní cyklus (v mil. Kč) Varianta A (úsek 0309/I a 0309/II) 558,7 Varianta B (úsek 0308C, 0309/I, 0309/II a 0309/III) 820,0 Zdroj: Ministerstvo dopravy 4.5 Další výdaje veřejného sektoru charakteristické pouze pro Klasický model Mezi další výdaje v rámci Klasického modelu patří výdaje spojené s poradenskými službami při doprojektování Projektu a přípravě zadání veřejné zakázky, technický dozor stavby (ve vztahu k budovaným úsekům 0309/I a 0309/II) a dále výdaje ŘSD na správu a řízení dálnice a rezervy na škody na hmotném majetku s ohledem na to, že veřejný sektor se v oblasti výstavby a provozu a údržby dálnic komerčně nepojišťuje. Výše uvedené výdaje jsou stanoveny v cenové úrovni roku 2012 a jsou uváděny bez DPH. Další výdaje veřejného sektoru charakteristické pouze pro Klasický model (v mil. Kč) Varianta A (úsek 0309/I a 0309/II) 303,2 Varianta B (úsek 0308C, 0309/I, 0309/II a 0309/III) 345,3 Zdroj: Ministerstvo dopravy PwC 20/8521 4.6 Další výdaje veřejného sektoru vyvolané realizací Projektu PPP modelem Mezi výdaje veřejného sektoru vyvolané realizací Projektu PPP modelem, o které je nutné v rámci srovnatelnosti obou modelů zvýšit celkové výdaje PPP modelu, patří zejména poradenské služby použité zadavatelem pro výběr Koncesionáře a dále náklady spojené s řízením/ monitoringem Koncesionářské smlouvy. Výše uvedené výdaje jsou stanoveny v cenové úrovni roku 2012 a jsou uváděny bez DPH. Další výdaje veřejného sektoru vyvolané realizací Projektu PPP modelem (v mil. Kč) Varianta A (úsek 0309/I a 0309/II) 105,3 Varianta B (úsek 0308C, 0309/I, 0309/II a 0309/III) 133,4 Zdroj: Ministerstvo dopravy, analýza PwC 4.7 Další výdaje soukromého sektoru charakteristické pouze pro PPP model Další výdaje soukromého sektoru vyvolané realizací Projektu PPP modelem, které jsou součástí celkových výdajů PPP modelu, obsahují zejména výdaje spojené s poradenskými službami soukromého sektoru při podávání nabídek na výběr Koncesionáře, náklady na provoz účelové společnosti založené specificky pro potřeby realizace Projektu soukromým sektorem, doprojektováním Projektu, náklady na vlastní a nezávislý dozor a pojištění. Výše uvedené výdaje jsou stanoveny v cenové úrovni roku 2012 a jsou uváděny bez DPH. Další výdaje soukromého sektoru charakteristické pouze pro PPP model (v mil. Kč) Varianta A (úsek 0309/I a 0309/II) 1 020,2 Varianta B (úsek 0308C, 0309/I, 0309/II a 0309/III) 1 291,7 Zdroj: Ministerstvo dopravy, analýza PwC Specifickým výdajem soukromého sektoru jsou náklady na financování výstavby a provozu Projektu a daň z příjmu právnických osob Koncesionáře. V souvislosti s otázkami financování vyplynulo z výsledků testování trhu a jednání s představiteli Evropské investiční banky několik důležitých závěrů: Proveditelnost dlouhodobého financování (až do let) na trhu EUR Dostupnost dlouhodobého financování (v zásadě do 20 let) v Kč ze strany českých bank zejména ve vztahu k velikosti Projektu Jiné možnosti financování (zejména projektové bondy) se mohou stát alternativou, produkt je však stále jen v počáteční pilotní fázi (jednání o projektových bondech v současnosti např. na silničních PPP projektech v Holandsku a Belgii) Potvrzení zájmu Evropské investiční banky o Projekt (součást sítě TEN-T) a dostupnost financování v Kč (do 20 let splatnosti) za lepších cenových podmínek, než u běžných komerčních bank. Pokud jde o náklady na financování, byly na základě výsledků testování trhu a s využitím znalostí základních podmínek financování u obdobných dálničních PPP projektů realizovaných v poslední době použity následující předpoklady (v základní variantě je předpokládáno financování v EUR): PwC 21/8522 Kapitálová struktura Varianta A Varianta B Podíl vlastního kapitálu Podíl základního kapitálu Podíl podřízeného (akcionářského) dluhu Podíl seniorního dluhu Komerční banky EIB Úrokové sazby komerční banky 1 2 rok 3 + Úroková sazba EIB 1 2 rok 3 + Poplatky komerční banky Provize za sjednání úvěru Závazková provize Provize za refinancování Poplatek agenta (CZK) Poplatky EIB Provize za sjednání úvěru Závazková provize Úroková sazba Podřízený dluh 11,4 % 2,1 % 8,3 % 88,6 % 45,8 % 43,8 % 5,25 % 5,15 % 4,3 % 4,2 % 2 % 1,4 % n/a % 0,55 % 11,3 % 2,3 % 9,0 % 88,7 % 45,1 % 43,6 % 5,25 % 5,15 % 4,3 % 4,2 % 2 % 1,4 % n/a % 0,55 % Po dobu čerpání a splácení 10 % 10 % Akreditiv (LC) 2 % 2 % Ostatní IRR vlastních zdrojů Koncesionáře 6 12 % 12 % Poměrové ukazatele Min. ADSCR 7 1,20 1,22 Zdroj: Analýza PwC Pro potřeby výpočtu výše daně z příjmu právnických osob byla použita po celou dobu Koncesionářské smlouvy sazba ve výši 19 %. 4.8 Finanční báze obou způsobu pořízení veřejné zakázky a použité obecné předpoklady Pro účely kvantitativní analýzy obou modelů zajištění předmětu Projektu prezentované v kapitole 6 je nutné převést veškeré výše uvedené předpoklady ze stálých cen roku 2012 (tzn. bez promítnutí inflace) do běžných cen jednotlivých let trvání Koncesionářské smlouvy (tzn. s promítnutím inflace). Pro potřeby tohoto převodu a srovnání byl použit předpoklad vývoje inflace (index spotřebitelských cen) ve výši stanovené prognózou Ministerstva financí pro léta a od roku 2017 na úrovni cílové inflace ČNB ve výši 2 %. 5. Analýza rizik Realizace infrastrukturních projektů je nevyhnutelně spojena s celou řadou rizik, a to bez ohledu na to, zda je projekt realizován Klasickým modelem, či PPP modelem. Cílem PPP modelu je alokovat rizika na tu stranu, která je schopna je řídit efektivněji a tudíž i s nižšími náklady. Vzhledem k tomu, že v případě PPP projektů lze v tomto smyslu podstatnou část projektových rizik alokovat na 6 IRR vnitřní výnosové procento vlastního kapitálu stanoveno jako kombinace výnosů vlastníků Koncesionáře z vkladu do základního jmění a podřízeného dluhu. 7 Annual Debt Service Cover Ratio - Jedná se o finanční ukazatel krytí dluhové služby, na základě kterého věřitelé hodnotí schopnost dlužníka splácet úvěr. Tento ukazatel ukazuje na schopnost dlužníka splácet úvěr z disponibilního ročního peněžního toku. 8 Makroekonomická predikce Ministerstva financí ČR, leden 2013 PwC 22/8523 soukromý sektor, je nutné pro srovnatelnost výsledků Klasického modelu a PPP modelu identifikovat a ocenit tato převoditelná rizika. Při zpracování analýzy rizik Projektu bylo postupováno v souladu s příslušnými metodikami Ministerstva financí upravujícími postup při přípravě studií proveditelnosti PPP projektů a hodnocení výhodnosti PPP projektů. Pro zajištění maximální míry objektivnosti a zohlednění empirické zkušenosti z prostředí výstavby a provozování dálnic v ČR byl sestaven tzv. panel expertů, složený z předních odborníků na danou problematiku, a to jak z prostředí akademického, zástupců veřejného sektoru i zástupců soukromého sektoru. Ve spolupráci s panelem expertů v prvním kroku analýzy rizik probíhala identifikace rizik, která se mohou specificky v daném Projektu vyskytnout. V druhém kroku byla provedena alokace rizik mezi Koncesionáře a veřejný sektor podle výše uvedeného principu efektivního řízení rizik jako jednoho z klíčových zdrojů hodnoty za peníze. Následující tabulka shrnuje základní kategorie identifikovaných rizik a jejich navrhovanou alokaci. Kompletní matice rizik obsahující dle metodik Ministerstva financí název rizik, popis rizika a jeho vzniku, popis důsledku rizika, nakládání s rizikem i předpokládanou alokaci rizika je uvedena v příloze 2 této Analýzy. Kategorie rizika Název rizika Alokace rizika Koncesionář Veřejný sektor Procesní rizika Získání potřebných povolení (územní, stavební, atd.) Získání a vlastnictví pozemků Získání nových dodatečně potřebných povolení pro umožnění smluvně přípustných změn v projektu. Vznik sporů (výstavba)* Vznik sporů (provoz) Schválení projektu / zadávací dokumentace / smluvní dokumentace stanoveným způsobem Opoždění při zadávání potřebných veřejných zakázek souvisejících s projektem Rizika spojená Projektová dokumentace* s projektováním Změny smluvní dokumentace z důvodů na straně (návrhem) veřejného sektoru* Změny projektové dokumentace z důvodů na straně dodavatele* Rizika spojená se Stav lokality* stavebním Archeologické nálezy* pozemkem Dostupnost lokality* Dostupnost lokality (přeložka železnice realizovaná v rámci IV. koridoru - stavba Horusice - Ševětín)* Rizika spojená s Nedodržení předpisů a všeobecně platných výstavbou požadavků ve fázi výstavby* Neefektivní/ nehospodárné plnění podmínek ve fázi výstavby* Kvalita provedení stavby, soulad s požadovanými "výkonovými" parametry* Stanovení nákladů a harmonogramu na výstavbu* Nedostatečná stavební koordinace ze strany dodavatele* Nedostatečná stavební koordinace ze strany veřejného sektoru* Poškození stávající infrastruktury a nedodržení bezpečnosti stavby* Nezajištění kvalifikovaného personálu* Skryté vady objektů, které veřejný sektor předává dodavateli před zahájením výstavby (stavby veřejného sektoru zahrnuté do projektu)* Obecná rizika týkající se životního prostředí (výstavba)* Rizika provozních Nedodržení harmonogramu oprav nákladů Výrazná změna objemu těžké nákladní dopravy PwC 23/8524 Kvalita provozování dopravní infrastruktury Skryté vady stavby projevující se v pozdějším období po dokončení (ve fázi provozování stavby)* Skryté vady objektů, které veřejný sektor předává dodavateli před zahájením výstavby (stavby 0308/C a 0309/III) Obecná rizika týkající se životního prostředí (provoz) Riziko technologického zastarání Neefektivní/ nehospodárný provoz Rizika provozních Výše provozních výnosů z mýtného výnosů Ostatní rizika provozních výnosů Rizika legislativy a Legislativní a daňové změny obecného charakteru právní rizika ve fázi výstavby Legislativní a daňové změny specifického charakteru ve fázi výstavby Legislativní a daňové změny obecného charakteru ve fázi provozu Legislativní a daňové změny specifického charakteru ve fázi provozu Finanční a Refinancování ekonomická rizika Úrokové riziko Měnové riziko Přechod na EUR Inflační riziko (výstavba) Inflační riziko (provoz) Pojištění Financování Vnější rizika Politické riziko Vyšší moc Zdroj: Panel expertů, Ministerstvo dopravy, PwC * Vztahuje se pouze na úseky Borek Ševětín Bošilec. Poznámka: V případě, že je riziko alokováno na Koncesionáře i veřejný sektor, jedná se o riziko sdílené. Posledním krokem analýzy rizik bylo ocenění identifikovaných rizik. Pro účely tohoto ocenění byla v souladu s metodikou Ministerstva financí pro hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze PPP projektů zvolena tzv. pokročilá metoda spočívající v určení souhrnného rozložení hustoty pravděpodobnosti finančních dopadů jednotlivých rizik. Pro tento účel byla ve spolupráci s panelem expertů nejprve určena pravděpodobnost, se kterou dojde ke změně oproti projektované hodnotě (výskyt rizika), a k tomu rozložení hustoty pravděpodobnosti popisující tuto změnu, a to pro každé identifikované riziko. Takto stanovená pravděpodobnostní rozložení byla následně zpracována simulační metodou Monte Carlo. Výstupy z provedeného ocenění rizik jsou prezentovány v kapitole Analýza a srovnání modelů zajištění předmětu Projektu 6.1 Kvantitativní porovnání modelů zajištění předmětu Projektu Úvod Hlavním kvantitativním ukazatelem srovnání obou modelů zajištění předmětu Projektu je hodnota za peníze (ekonomická efektivnost jednotlivých modelů) porovnávající výdaje Zadavatele v obou modelech. Aby bylo možné srovnání ekonomické efektivnosti jednotlivých modelů provést, je nutné upravit peněžní toky srovnávaných modelů na stejnou bázi. Nejvhodnější metodou této úpravy je v souladu s metodikami diskontování budoucích peněžních toků celkových výdajů Zadavatele v jednotlivých modelech ke stejnému časovému okamžiku (v tomto případě k 1/1/2013) při použití vhodné diskontní míry. PwC 24/8525 Srovnání jednotlivých modelů je provedeno v následující struktuře: Klasický model PPP model Hrubé výdaje (investiční náklady, provozní náklady, náklady životního cyklu, ostatní náklady) Vyplacené služebné (pokrývající investiční náklady, provozní náklady, náklady životního cyklu, pojištění a ost. náklady, finanční náklady) Převoditelná rizika Daňová povinnost Koncesionáře (-), Vícenáklady zadavatele spojené s PPP (+) Celkové výdaje Klasického modelu Celkové výdaje PPP modelu Porovnání ekonomické efektivnosti (hodnoty ze peníze) Porovnání ekonomické efektivnosti je provedeno pro obě zvažované Varianty A a B Projektu Diskontní sazba V souladu s příslušnými metodikami Ministerstva financí upravujícími postup při hodnocení výhodnosti PPP projektů je pro diskontování výše uvedených peněžních toků výdajů obou modelů zajištění předmětu Projektu použita diskontní sazba odvozená z váženého průměru nákladů financování PPP modelem. Tato diskontní sazba odráží náklady příležitosti pro zapojení soukromého kapitálu do Projektu. Tento přístup je mj. v souladu s doporučeními Evropské komise pro stanovení finančních diskontních měr a je aplikován v různých podobách v řadě zemí Celkové výdaje Klasického modelu Hrubé výdaje Klasického modelu Hrubé výdaje Klasického modelu vyjadřují výdaje Zadavatele při zajištění předmětu Projektu Klasickým modelem a obsahují investiční náklady, provozní výdaje, výdaje na životní cyklus a ostatní výdaje definované v kapitole 4. Hrubé výdaje Klasického modelu v souladu s metodikou nezahrnují žádné ocenění rizik, ani jiné rezervy na krytí rizik. Pro analyzované Varianty A a B dosahují hrubé výdaje Klasického modelu následujících hodnot: Hrubé výdaje Klasického modelu (v mil. Kč) Nominální hodnota Současná hodnota Varianta A 6 807, ,5 Varianta B 7 629, ,0 Zdroj: Ministerstvo dopravy, analýza PwC Podrobná skladba hrubých výdajů Klasického modelu, jakož i jejich vývoj v jednotlivých letech je uveden v Příloze 3. PwC 25/8526 Ocenění rizik Shrnutí struktury rizik (tzn. podíl jednotlivých skupin rizik na celkových rizicích), jež typicky vedou ke zvýšení nákladů při zajištění předmětu Projektu Klasickým modelem a které byly identifikovány v kapitole 5, je uvedeno v následující tabulce: Rizika Struktura rizik Varianta A Struktura rizik Varianta B Procesní a design 10 % 10 % Lokalita 22 % 21 % Stavební 47 % 44 % Provozní 15 % 19 % Legislativní 3 % 3 % Ostatní 3 % 3 % Celkem 100 % 100 % Zdroj: Panel expertů, Ministerstvo dopravy, PwC V absolutním vyjádření jsou současné hodnoty identifikovaných a oceněných rizik pro Varianty A a B shrnuty v následující tabulce: Současná hodnota identifikovaných a oceněných rizik (v mil. Kč) Varianta A 919,4 Varianta B 989,2 Zdroj: Panel expertů, Ministerstvo dopravy, PwC Celkové výdaje Klasického modelu Celkovými výdaji Klasického modelu (vyjádřených v současné hodnotě) je součet všech výše uvedených prvků pro Varianty A a B, jak je shrnuto v následující tabulce: Současná hodnota celkových výdajů Klasického modelu (v mil. Kč) Varianta A 5 381,9 Varianta B 5 625,2 Zdroj: Ministerstvo dopravy, analýza PwC Celkové výdaje PPP modelu Hlavním výdajem Zadavatele v rámci PPP modelu je Služebné, které je vyplacené Koncesionáři v jednotlivých letech provozní fáze Projektu. PwC 26/8527 Služebné Výše celkového Služebného Variant A a B Projektu je shrnuta v následující tabulce: Celkové Služebné (vyplácené v průběhu 30-ti let) (v mil. Kč) Nominální hodnota Současná hodnota Varianta A , ,1 Varianta B , ,9 Zdroj: Ministerstvo dopravy, analýza PwC Jednotlivé položky výdajů tvořící vstupy pro odvození výše Služebného byly definovány v kapitole 4. Podrobná skladba Služebného, jakož i jeho vývoj v jednotlivých letech jsou uvedeny v Příloze 3. Výše Služebného (v nominálních hodnotách) v prvním roce provozování dálnice Koncesionářem (tj. v roce 2017) činí 496,1 mil. Kč ve Variantě A a 522,5 mil. Kč ve Variantě B rozsahu Projektu. Celkové výdaje PPP modelu Kromě celkového Služebného ovlivňují výši celkových výdajů PPP modelu prvky, jež zajišťují srovnatelnost obou modelů zajištění předmětu Projektu. Jde především o zohlednění daně z příjmu právnických osob zaplacenou Koncesionářem, která je příjmem veřejného sektoru (z pohledu veřejného sektoru jde efektivně o vrácení části vyplaceného Služebného). Na straně druhé je nutné k celkovým výdajům PPP modelu přičíst dodatečné výdaje Zadavatele spojené s realizací Projektu PPP modelem, které by jinak nevynaložil. Jde o náklady na poradce při přípravě a realizaci zadávacího řízení na výběr Koncesionáře a poté náklady spojené s monitoringem Koncesionářské smlouvy. Při započtení výše uvedených úprav je tedy celková současná hodnota výdajů PPP modelu Variant A a B rozsahu Projektu následující: Celková současná hodnota výdajů PPP modelu (v mil. Kč) Varianta A 5 104,2 Varianta B 5 405,6 Zdroj: Ministerstvo dopravy, analýza PwC Hodnota za peníze Na základě srovnání výše uvedených celkových výdajů obou modelů zajištění předmětu Projektu lze určit, zda PPP model přináší ve srovnání s Klasickým modelem hodnotu za peníze. Následující tabulka shrnuje a srovnává základní položky výdajů Zadavatele obou modelů zajištění předmětu Projektu: Hodnota za peníze - Varianta A (doba provozování 30 let, diskontní sazba 6,57 %) v mil. Kč Klasický model PPP model Platba Služebného ,1 Hrubé výdaje Klasického modelu 4 462,5 -- Převoditelná rizika 919,4 -- Úpravy o daňovou povinnost Koncesionáře Úpravy o dodatečné náklady Zadavatele s PPP , ,5 Celkem 5 381, ,2 Hodnota za peníze Zdroj: Analýza PwC 277,7 5,2 % PwC 27/8528 Hodnota za peníze - Varianta B (doba provozování 30 let, diskontní sazba 6,62 %) v mil. Kč Klasický model PPP model Platba Služebného ,9 Hrubé výdaje Klasického modelu 4 636,0 -- Převoditelná rizika 989,2 -- Úpravy o daňovou povinnost ,2 Koncesionáře Úpravy o dodatečné náklady Zadavatele s PPP -- 82,0 Celkem 5 625, ,6 Hodnota za peníze Zdroj: Analýza PwC Z výše uvedeného vyplývá, že zajištění předmětu Projektu PPP modelem přináší hodnotu za peníze v obou zvažovaných Variantách A a B Projektu. Nižší dosažená hodnota za peníze u Varianty B ve srovnání s Variantou A vyplývá z vyšších plateb Služebného, způsobených zejména tím, že nyní musí pokrýt i výdaje na provoz a veškerou údržbu přidaných úseků 0308/C a 0309/III, což není proporcionálně vyvážené dostatečným nárůstem v hodnotě oceněných rizik z důvodu omezené možnosti alokovat zejména rizika latentních defektů a dopadů projektového návrhu na potřebu střední a těžké údržby spojené s přidanými úseky. Vývoj jednotlivých prvků hodnoty za peníze podléhá vývoji v čase s ohledem na případnou změnu použitých předpokladů, zejména pokud jde o vývoj na finančních a kapitálových trzích. Stejně tak ocenění rizik může být v průběhu zadávacího řízení dále upřesňováno na základě specifických jednání s uchazeči, pokud jde o rozsah alokace některých rizik nebo další úpravu základní matice rizik. Potvrzení výše uvedených srovnání bude možné získat v okamžiku získání specifických nabídek obdržených v průběhu zadávacího řízení. Zkušenosti ukazují, že základním předpokladem maximalizace hodnoty za peníze bude v tomto smyslu vytvoření a udržení dostatečného konkurenčního prostředí v rámci zadávacího procesu. S ohledem na výše uvedené doporučujeme koncipovat zadávací řízení na zajištění předmětu Projektu tak, aby bylo možné projednat s účastníky zadávacího řízení jak realizaci Projektu v rozsahu Varianty A, tak i realizaci Varianty B, a následně rozhodnout o tom, zda bude pro Zadavatele výhodnější realizovat Variantu A, či Variantu B. V souladu s nejlepší mezinárodní praxí by měla být opětovně ověřena vhodnost PPP modelu pro zajištění předmětu Projektu po vyhodnocení obdržených nabídek uchazečů v rámci zadávacího řízení na výběr Koncesionáře Analýza citlivosti Cílem analýzy citlivosti je ověřit dopady změn vybraných klíčových proměnných na hodnotu za peníze obou modelů zajištění předmětu Projektu. V tomto smyslu je analýza citlivosti vhodným doplňkem k výsledku testování trhu (blíže viz kapitola 13), který pro některé níže analyzované aspekty nabídl spíše rozsah možných hodnot, než jednu konkrétní veličinu. Pro účely analýzy citlivosti byla vždy změněna jedna z vybraných klíčových proměnných při zachování hodnot ostatních proměnných (s výjimkou doby trvání Koncesionářské smlouvy, kde bylo nutné upravit délku splatnosti úvěru). 219,6 3,9 % PwC 28/8529 V rámci analýzy citlivosti byly ověřeny dopady změn následujících základních proměnných na hodnotu za peníze: Proměnná Testovaný rozsah Doba trvání Koncesionářské smlouvy 25 let Vyplacené Služebné -10 %; -5 %; +5 %; +10 % Použitá diskontní míra -50 bps; -25 bps; +25 bps; +50 bps Úroková míra -20 bps; +20 bps Investiční náklady -20 %; -10 %; +10 %; +20 % Pojistné -20 %; -10 %; +10 %; +20 % Výsledky provedené analýzy jsou prezentovány v příloze 4 této Analýzy. 6.2 Kvalitativní porovnání modelů pořízení Projektu Přehled hodnocených kvalitativních aspektů i provedené porovnání obou modelů zajištění předmětu Projektu jsou uvedeny v následující tabulce. Kritérium Klasický model PPP model Vhodnější model Kvalita infrastruktury, uživatelský komfort a nehodovost Předpokládaný termín zprovoznění dálnice Efekt podpory hospodářského růstu Z empirické praxe v prostředí České republiky vyplývá podfinancovanost technické správy a údržby silnic, což se v dlouhodobém časovém horizontu projevuje ve špatném technickém stavu komunikací a v nižší kvalitě uživatelského komfortu a vyšší nehodovosti způsobené stavem komunikací. Vzhledem k nutnosti dokončení majetkoprávní přípravy (zejména dokončení výkupů pozemků) lze očekávat zadávací řízení na zhotovitele stavby v druhé polovině roku 2014 a termín zprovoznění dálnice je předpokládán na přelomu roku 2016/2017. Realizací výstavby Klasickým modelem lze v důsledku multiplikačního efektu očekávat podporu hospodářského růstu. Systém plateb od Zadavatele Koncesionáři je nastaven tak, aby po celou dobu trvání Koncesionářské smlouvy na základě měřitelných ukazatelů výkonu a monitorování plnění povinností motivoval Koncesionáře k: dokončení výstavby v dohodnutých termínech minimalizování nedostupnosti dálnice způsobené údržbou, nepříznivými povětrnostními podmínkami a haváriemi dodržování dohodnuté kvality aktiv, služeb a všech smluvních závazků vyplývajících z Koncesionářské smlouvy. Blíže k platebnímu mechanismu viz kapitola 8. Vzhledem k výše uvedenému lze očekávat dosažení a udržování požadované kvality dálnice a služeb souvisejících s provozováním dálnice po celou dobu smluvního vztahu, což bude mít i příznivý dopad na uživatelský komfort a nižší nehodovost. Podle předběžného harmonogramu je předpokládaný termín zprovoznění dálnice přelom roku 2016/2017. Blíže viz předběžný harmonogram uvedený v kapitole 12. Tím, že se investují soukromé finanční zdroje, jejichž splátky se rozloží do dlouhého časového horizontu, je možné směřovat veřejné investiční zdroje do další výstavby dopravní infrastruktury, a tím ještě více podpořit hospodářský růst. PPP model Rovnocenné PPP model PwC 29/8530 Mimobilanční evidence aktiv (bližší informace k této problematice jsou uvedeny v kapitole 7.3) Očekávaná míra konkurence v zadávacím procesu Zkušenosti s daným modelem realizace v zahraničí Zkušenosti s daným modelem realizace v ČR Flexibilnost požadovaných parametrů Projektu Administrativní náročnost přípravy a realizace Vliv na rozpočtování predikovatelnost nákladů Realizace Klasický modelem má vliv na deficit rozpočtu a dluh vládního sektoru. Z empirické zkušenosti vyplývá velký zájem stavebních firem o realizaci zakázek ve výstavbě dopravní infrastruktury. Lze tedy očekávat vysokou míru konkurence. Jedná se o standardní model realizace. Jedná se o standardní model realizace. V rámci Klasického modelu má Zadavatel (či ŘSD) možnost měnit a upravovat požadované parametry Projektu. Příprava a realizace dálničních staveb Klasickým modelem je v České republice standardem. Existují standardizované postupy a podklady. Pro srovnatelnost je však nutné zohlednit rovněž administrativní náročnost nejen přípravy a realizace samotné stavby, ale i následných oprav a dalších činností po dobu 30-ti let. U Klasického modelu je dopředu známa pouze předpokládaná cena výstavby, ta se pak nezřídka následně mění s probíhající realizací stavby. Např. dle závěrů NKÚ došlo v období let 2006 až 2010 u 23 připravovaných či realizovaných staveb dálnice D3 k nárůstu předpokládaných výdajů o 52 %. Garance výše dalších nákladů při provozu (náklady na provoz, opravy a údržbu) neexistuje, ani se o nich z hlediska celoživotního cyklu nerozpočtuje. Projekt realizovaný PPP modelem je koncipován jako vyhovující požadavkům Eurostat pro mimobilanční evidenci aktiv, v důsledku čehož nedojde k negativnímu dopadu na dluh vládního sektoru. Zájem o realizaci Projektu PPP modelem specifikovaným v tomto dokumentu projevila řada renomovaných stavebních společností a financujících institucí (včetně např. Evropské investiční banky). Lze tedy očekávat vysokou míru konkurence. Nejen v rámci EU, ale i v rámci regionu střední a východní Evropy se jedná o vyzkoušený model výstavby a provozování dálničních staveb. Česká republika dosud jako jedna z mála evropských zemí nerealizovala výstavbu a provozování dálnice PPP modelem. Relativní neflexibilnost vyplývající z dlouhodobého smluvního vztahu. Toto souvisí s nutností dlouhodobého plánování a stanovování cílů pro daný Projekt a jeho dlouhodobou užitnou hodnotu tak, aby nebylo nutné revidovat základní principy fungování smluvního vztahu. Na druhé straně při optimální smluvní struktuře lze dosáhnout v Projektu dílčích změn tak, aby byly zohledněny požadavky Zadavatele i v průběhu provozování infrastruktury Koncesionářem. Vyšší administrativní náročnost přípravy a realizace projektů vyplývá především z toho, že se jedná o zajištění celého komplexu služeb (výstavba, údržba, opravy atd.) v rámci jediné zakázky, a to v období 30-ti let. Navíc se jedná o pilotní projekt v dopravní infrastruktuře, takže neexistují v ČR precedenty, které by bylo možné využít. Na druhou stranu existuje dlouhodobá mezinárodní zkušenost, standardy a podklady, které je možné využít. Zadavatel získává v případě PPP modelu smluvně definovanou jistotu výše nákladů po celou dobu životního cyklu Projektu. To umožňuje efektivně plánovat hospodaření s veřejnými zdroji. PPP model Rovnocenné Rovnocenné Klasický model Klasický model Klasický model PPP model PwC 30/8531 Odpovědnost za dílčí plnění v rámci Projektu Zdroj: Analýza PwC V rámci Klasického modelu jsou jednotlivá plnění v rámci Projektu zajišťována na základě samostatných zadávacích řízení (tj. soukromý sektor zajišťuje oddělené zhotovení projektové dokumentace, realizaci stavby, následné opravy a další služby). Z praxe pak vyplývá řada případů, kdy v případě závad vznikají spory o odpovědnosti jednotlivých subjektů za způsobenou škodu. V rámci PPP modelu má Zadavatel jednoznačně definovanou protistranu, která je zodpovědná za celý Projekt (včetně harmonogramu, nákladů a kvality), tj. od dokončení projekční fáze, výstavbu až po údržbu a obnovu do konce smluvního vztahu. Veškeré subdodávky na svoji zodpovědnost zajišťuje Koncesionář. PPP model Nad rámec výše uvedeného je nutné rovněž uvést, že realizace pilotního PPP projektu v dopravní infrastruktuře může efektivně zvýšit šance České republiky na úspěšné čerpání EU fondů z programovacího období , neboť veřejný sektor bude schopný využít zkušenosti z tohoto pilotního projektu pro zajištění prostředků na kofinancování dalších projektů v dopravní infrastruktuře (např. formou kombinace EU fondů a soukromých zdrojů). Z provedeného kvalitativního hodnocení obou modelů vyplývá, že pro zajištění předmětu Projektu je výhodnější PPP model oproti Klasickému modelu. 6.3 Doporučený model zajištění předmětu Projektu Na základě provedených kvantitativních analýz (viz kapitola 6.1) a kvalitativních analýz (viz kapitola 6.2), které vycházejí z předpokladů uvedených v této Analýze, je v této fázi možné konstatovat, že nejlépe splňuje cíle Projektu, požadavky Zadavatele a potřeby veřejnosti zajištění předmětu Projektu PPP modelem. 7. Rozpočtové souvislosti 7.1 Výdaje Zadavatele Stěžejními výdaji Zadavatele za služby poskytované Koncesionářem po celou dobu trvání Projektu jsou platby Služebného, hrazené v souladu s 18b Zákona o pozemních komunikacích z příjmů SFDI. Kromě plateb Služebného bude muset Zadavatel vynaložit v souvislosti s Projektem i některé další náklady, zejména: Náklady na poradenství pro přípravu a realizaci zadávacího řízení Náklady na projektové řízení a monitoring plnění Koncesionářské smlouvy. S přípravou Projektu souvisí i další nezbytné náklady, zejména náklady na výkup pozemků a náklady spojené s přípravou technické dokumentace staveb. Tyto náklady však nevyplývají přímo z realizace Projektu formou PPP modelu a musely by být vynaloženy i v případě zajištění Projektu formou Klasického modelu. Při srovnávání nákladů PPP modelu s Klasickým modelem je nutné z důvodu konzistentnosti také zahrnout náklady přímo spojené s Klasickým modelem, jako například stavební dozor v průběhu výstavby. 7.2 Daňová problematika Vzhledem k vlastnické struktuře aktiv, kdy Česká republika zůstane vlastníkem všech úseků dálnice D3 (včetně jejich příslušenství) po celou dobu výstavby i provozu dálnice D3 (blíže k této problematice viz kapitola 9), nevstupují do analýzy finančních toků daňové povinnosti z titulu daně z nemovitostí, daně z převodu nemovitostí či daně darovací. Pro tuto analýzu je relevantní daň z přidané hodnoty a daň z příjmu právnických osob. PwC 31/8532 7.2.1 DPH Pro účely analýzy problematiky DPH se předpokládá, že Koncesionář bude registrován jako plátce DPH. Pokud jde o problematiku řešení DPH, můžeme celý Projekt rozdělit na tři etapy, tj. období výstavby, okamžik předání do užívání a dobu provozování. Období výstavby Koncesionář bude v období výstavby hradit faktury dodavatelů včetně DPH. Koncesionář bude uplatňovat odpočet DPH průběžně standardní formou prostřednictvím daňového přiznání k DPH. Časový nesoulad bude překlenut provozním financováním se zanedbatelným důsledkem na finanční náklady Projektu. Okamžik předání do užívání Dle 21 odst. 6 písm. a) Zákona o DPH vzniká Koncesionáři povinnost odvést DPH z celé částky zhotoveného díla případně z částky za předanou dílčí část díla ke dni převzetí a předání zhotoveného díla (úseku dálnice) Zadavateli, popř. podle 21 odst. 9 Zákona o DPH ke dni uvedenému ve smlouvě ( DPH při předání do užívání ). Výše této daňové povinnosti v tomto Projektu by činila více než 900 mil. Kč.Tato daňová povinnost na straně Koncesionáře povede k výraznému časovému nesouladu mezi jednorázově odvedenou DPH při předání do užívání a anuitním příjmem částek v rámci Služebného po dobu 30 let, odpovídajících úhradě již odvedené DPH při předání do užívání. Pokud by uvedený stav nebyl specifickým způsobem řešen v rámci platebního mechanismu, Služebné by muselo obsahovat finanční náklady související s profinancováním tohoto časového nesouladu. Takový postup by však měl významně negativní vliv na Hodnotu za peníze. Z tohoto důvodu je ve finančním modelu použit níže popsaný návrh řešení problematiky DPH při předání do užívání, tj. toho, aby takový časový nesoulad nevznikl a nebylo nutné jej na straně Koncesionáře profinancovat a vyvolat tak finanční náklady vztahující se k profinancování DPH při předání do užívání. Podstatou návrhu je jednorázové uvolnění prostředků z rozpočtu SFDI na úhradu částky odpovídající odvedené DPH při předání do užívání. Navrhuje se, aby tyto prostředky byly z rozpočtu SFDI vyplaceny buď přímo na příslušný účet finančního úřadu Koncesionáře, či prostřednictvím vázaného účtu, ze kterého bude platba umožněna pouze na účet finančního úřadu Koncesionáře, před uplynutím splatnosti DPH při předání dálničního úseku do užívání. Z hlediska rozpočtu SFDI však bude nutné zajistit, aby částka odpovídající DPH při předání do užívání byla zahrnuta do střednědobého výdajového rámce SFDI na příslušný rok, ve kterém je očekáváno předání dálnice do užívání, tak aby tento výdaj neomezil výdaje na ostatní projekty financované SFDI. Tento návrh má z pohledu rozpočtu veřejného sektoru pozitivní efekt, neboť: Služebné nebude obsahovat finanční náklady související s překlenutím časového nesouladu DPH při předání do užívání; a zároveň Za jinak stejných podmínek jsou finanční náklady související s překlenutím časového nesouladu DPH při předání do užívání pro veřejný sektor nižší než pro Koncesionáře. Doba provozování V průběhu provozu bude Koncesionář dostávat za své služby pravidelné platby Služebného, přičemž poskytnutí těchto služeb bude zdanitelným plněním, a bude tedy povinností Koncesionáře odvést DPH ze Služebného vztahujícího se k provozním nákladům, neboť DPH za vybudovanou a převedenou infrastrukturu již byla Zadavatelem jednorázově uhrazena dle předchozího odstavce Daň z příjmu právnických osob Primárně se předpokládá, že Koncesionář bude právnickou osobou, která bude mít povinnost platit ze svého zisku daň z příjmu. Dalším předpokladem pak je, že náklady/výdaje, které bude Koncesionář PwC 32/8533 platit v souvislosti s poskytováním Služeb, jsou náklady/výdaje související se zdanitelnými příjmy tak, jak je uvedeno ve zvláštním právním předpisu 9. Z daňového hlediska bude rozhodující zaúčtování stavebních a souvisejících počátečních nákladů Projektu v souladu se zákonem o účetnictví při respektování možných úprav vyplývajících z některých ustanovení zákona o daních z příjmů. 7.3 Vliv na deficit rozpočtu a dluh vládního sektoru Zadavatel koncipuje Projekt tak, aby nebyl klasifikován jako aktivum vládního sektoru, resp. aby závazky vyplývající z Koncesionářské smlouvy byly klasifikovány mimo saldo rozpočtu a dluh vládního sektoru. V kapitole je uveden základní přehled principů pro klasifikaci mimo bilanci vlády a v kapitole jsou popsány implikace těchto principů pro Projekt Principy ESA 95 a Eurostat Klasifikace PPP projektu v národních účtech se řídí zejména rozhodnutím Evropského statistického úřadu (Eurostat) č. 18 ze dne 11. února 2004 a Evropským systémem národních a regionálních účtů společenství 95 (ESA 95). Tato pravidla jsou interpretována v Manuálu o vládním deficitu a dluhu ESA (dále též Manuál ). Z těchto pravidel vyplývá, že aktiva zahrnutá v PPP projektu nejsou klasifikována jako aktiva vládního sektoru, pokud jsou splněny obě následující podmínky: soukromý sektor nese riziko výstavby; a soukromý sektor nese alespoň jedno z rizika dostupnosti anebo riziko poptávky. Při posouzení, zda aktiva Projektu nebudou zahrnuta do rozpočtového salda a dluhu vládního sektoru, je pro Eurostat rozhodující, jestli existuje dostatečná evidence o přenesení většiny rizik vyplývajících z Projektu na Koncesionáře. Přenesení rizik přitom znamená, že strana nese většinu či větší podíl těchto rizik v dané kategorii. Rizika výstavby První kategorií jsou rizika výstavby, která zahrnují především události jako zpoždění při dokončení stavby, nesplnění jednotlivých standardů, vícenáklady, technické nedostatky a externí negativní efekty. Povinnost Zadavatele začít platit Služebné Koncesionáři bez ohledu na skutečný stav aktiva by dokládala, že přenos rizika výstavby na Koncesionáře není pro mimobilanční klasifikaci dostatečný. Stejná situace by byla v případě, že by Koncesionář byl ochráněn před vlivy inflace a cenových změn ve fázi výstavby Projektu. Z rozhodovací praxe Eurostatu a z Manuálu rovněž vyplývá nová nutná podmínka, podle které lze považovat přenos rizika výstavby za dostatečný pro mimobilanční klasifikaci, pouze pokud zbytková hodnota 11 úseků dálnice D3 vystavěných klasickou veřejnou zakázkou a zahrnutých do předmětu Projektu je nižší než hodnota investičních nákladů Koncesionáře na výstavbu úseku dálnice D3 Bošilec Borek. Dle konzultace s ČSÚ je tato podmínka limitujícím faktorem pro zvažování dalších variant Projektu, spočívajících v začlenění provozování a údržby dalších úseků dálnice D3 do předmětu Projektu 12, 9 24 zákona číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. 10 Tento dokument je ze strany Eurostatu průběžně aktualizován, posledním dostupným zněním je Manual on Government Deficit and Debt Implementation of ESA95, 2012 edition. 11 Měřená kapitálovými výdaji na výstavbu po zohlednění amortizace. 12 Dle Projektového záměru bylo uvažováno i s variantami spočívajícími v zahrnutí projektových úseků dálnice D3 Nová Hospoda Veselí nad Lužnicí a Úsilné - Krasejovka. PwC 33/8534 neboť zbytková hodnota úseků dálnice D3 vystavěných klasickou veřejnou zakázkou a zahrnutých do předmětu Projektu by již přesahovala částku 4,4 mld. Kč, odpovídající investičním výdajům Koncesionáře, jak ilustruje následující tabulka. Zbytková hodnota projektových úseků dálnice D3 (mld. Kč) Varianta A Varianta B Stavba 0308/C - 1,3 Stavba 0309/I 0 0 Stavba 0309/II 0,1 0,3 0,1 0,3 Stavba 0309/III - 1,4 Celkem 0,1 0,3 2,8 3,0 Zdroj: Ministerstvo dopravy Pozn.: Výše uvedené hodnoty se vztahují k předpokládanému datu uzavření Koncesionářské smlouvy. Hodnoty u staveb 0308/C a 0309/III vycházejí z předpokládané hodnoty veřejných zakázek na výstavbu těchto úseků, hodnota uvedená u stavby 0309/II je orientační odhad, který bude dále zpřesněn v další fázi projektu. Z výše uvedeného vyplývá, že u Varianty A i B lze předpokládat naplnění této nutné podmínky pro mimobilanční klasifikaci Projektu. Riziko dostupnosti Druhou kategorií je riziko dostupnosti, přičemž odpovědnost Koncesionáře je poměrně zřejmá. Může nastat možnost, že Koncesionář nebude schopen poskytovat dohodnutý rozsah služeb nebo služby nebudou splňovat bezpečnostní či jiné požadavky na standardy tak, jak byly upraveny v Koncesionářské smlouvě, přičemž to platí i pro případy, kdy Koncesionář nesplňuje požadavky na kvalitu poskytovaných služeb z důvodu zapříčiněných jeho dodavateli nebo subdodavateli. Bude se posuzovat, že Zadavatel nenese riziko dostupnosti jen v případě, že má právo snížit (jako formu sankce) Služebné v rozsahu, jako by to bylo běžné pro normálního zákazníka v obchodním vztahu. Služebné placené Zadavatelem musí záviset na efektivním stupni dostupnosti poskytnutém Koncesionářem v daném období. Aplikace sankcí v případě, že Koncesionář neplní své povinnosti, by měla být automatická a tyto sankce s dopadem na příjmy a zisk Koncesionáře by měly proporcionálně odpovídat významnosti způsobené nedostupnosti, tzn. v extrému např. nulové platby tam, kde je úsek dálnice v daném časovém období úplně nedostupný. Další podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 8. Riziko poptávky Třetí kategorií je riziko poptávky, které zahrnuje variabilitu poptávky (vyšší nebo nižší úroveň poptávky než byla očekávaná při podpisu Koncesionářské smlouvy) bez ohledu na chování (řízení) Koncesionáře. Toto riziko by mělo pouze zahrnovat změnu poptávky, která nevyplývá z neadekvátní či nízké kvality služeb nebo je způsobena jiným jednáním ovlivňujícím kvantitu a kvalitu Služeb. Tak jako v jiných aktuálně realizovaných silničních PPP projektech v rámci EU, není přenos rizika poptávky na Koncesionáře v rámci Projektu uplatněn, a to zejména z důvodu obtížné financovatelnosti takových projektů. Financování a garance Nad rámec výše uvedené obecné klasifikace rizik je nutné analyzovat podmínky související se zajištěním financování Projektu. Jedná se zejména o využití institutu poskytnutí peněžních prostředků, garancí či zajištěné kompenzace, tzv. underpinu (v případě předčasného ukončení smlouvy z důvodu porušení smlouvy na straně Koncesionáře) vládním sektorem v rámci PPP transakcí. Pokud by Zadavatel tyto instituty akceptoval, mohlo by za určitých okolností dojít k významnému ovlivnění míry (a tím i dostatečnosti) přenosu rizik na Koncesionáře, což by ve výsledku mohlo vést ke klasifikaci aktiv v rámci PPP a dluhových závazků souvisejících s jejich financováním do rozvahy vládního sektoru v metodice ESA95. Tím by došlo k jednorázovému nárůstu jeho dluhu a deficitu v dané metodice. PwC 34/8535 S výše uvedeným úzce souvisí i otázka rizik refinancování spojených zejména s bezpodmínečnými minipermy, pokud by tento typ finančního zdroje bylo nutné pro Projekt využít. V takovém případě bude nutné zkoumat dopady navrhovaných struktur, jak budou upraveny ve finančních dokumentech a promítnuty v Koncesionářské smlouvě, do způsobu klasifikace Projektu v bilanci vládního sektoru. Výnos ze zpoplatnění koncových uživatelů Z rozhodovací praxe Eurostatu 13 vyplývá, že nutnou podmínkou pro klasifikaci Projektu mimo bilanci vládních institucí je, aby výnos ze zpoplatnění koncových uživatelů za užívání předmětných úseků dálnice nepřesáhl 50% celkových nákladů na zajištění této služby ve formě Služebného placeného Zadavatelem Koncesionáři. Výnosem ze zpoplatnění koncových uživatelů se dle doporučení ČSÚ rozumí součet alikvotní části výnosů z časového zpoplatnění vztažená k předmětnému úseku dálnice D3 a výnosů z výkonového zpoplatnění generovaných na předmětném úseku dálnice D3. Odhad výše výnosů ze zpoplatnění koncových uživatelů v obou variantách Projektu je uveden v následující tabulce. Výnosy ze zpoplatnění koncových uživatelů Varianta A Varianta B Odhad alikvotní části výnosů státu z časového zpoplatnění vztažené k předmětným úsekům dálnice D3 (v mil. Kč) Odhadovaná výše výnosů státu z výkonového zpoplatnění předmětných úseků dálnice D3 (v mil. Kč) Celkem Zdroj: Ministerstvo dopravy Pozn.: Výše uvedené odhady se vztahují k roku 2017 Vzhledem k tomu, že odhadovaná výše zpoplatnění koncových uživatelů v obou analyzovaných Variantách A a B nedosahuje 50 % celkových nákladů na zajištění této služby ve formě Služebného placeného Zadavatelem Koncesionáři (viz kapitola 6.1.4), lze předpokládat naplnění této nutné podmínky pro mimobilanční klasifikaci Projektu Implikace pro Projekt Jasným cílem Zadavatele je, aby Projekt nebyl klasifikován v bilanci vládního sektoru, a proto bude koncipován podle následujících základních principů: Riziko výstavby a dostupnosti ponese Koncesionář Z požadavku na přenos stavebního rizika mimo jiné vyplývá doporučení na strukturování variant rozsahu Projektu pouze na Variantu A či Variantu B, varianty zahrnující správu a provozování dalších úseků dálnice D3 neplní nutnou podmínku pro mimobilanční klasifikaci Projektu. Instituty garancí nebo kofinancování z vládních zdrojů, ani poskytnutí zajištěné kompenzace, které by znamenaly klasifikaci Projektu v bilanci vlády, nejsou Zadavatelem za stávajících podmínek při koncipování Projektu předpokládány. Prioritní zájem Zadavatele využít takových struktur financování, jež nepovedou k transferu rizik refinancování na Zadavatele. Zadavatel bude při koncipování Koncesionářské smlouvy v rámci celého zadávacího procesu i nadále postupovat v úzké součinnosti s Ministerstvem financí, Českým statistickým úřadem a Eurostatem, neboť: 13 Např. stanovisko Eurostatu v rámci ex-ante konzultace k projektu dálnice A1 Tuszyn Pyrzowice z listopadu 2011 a stanovisko k portugalským silničním PPP projektům z 8. května PwC 35/8536 Příslušné metodiky Eurostatu prochází vývojem a v různých fázích mají závazný nebo jen doporučující charakter. Např. v současné době probíhá aktualizace Evropského systému národních a regionálních účtů společenství, tzv. ESA2010. Předpokládaná účinnost nové úpravy je očekávána v roce Podle dostupných informací však nejsou očekávány změny v klasifikaci PPP projektů oproti stávající úpravě. Každý projekt je ČSÚ a Eurostatem posuzován individuálně podle konkrétně dohodnutých finálních podmínek. V souladu s metodikou Ministerstva financí pro vypracování studií proveditelnosti je přílohou 5 této Analýzy vyplněný formulář Informace od zadavatele pro MF a ČSÚ. 8. Platební mechanismus 8.1 Úvod Účelem platebního mechanismu je nastavit systém plateb ( Služebné ) mezi Zadavatelem a Koncesionářem po celou dobu trvání Koncesionářské smlouvy tak, aby motivoval Koncesionáře k tomu, aby: Dokončil výstavbu úseku dálnice D3 Bošilec Ševětín Borek v dohodnutých termínech. Minimalizoval problémy s dostupností dálnice způsobené údržbou, nepříznivými povětrnostními podmínkami a haváriemi. Dodržoval dohodnutou kvalitu aktiv, služeb a všech smluvních závazků vyplývajících z Koncesionářské smlouvy. V následujících kapitolách jsou popsány hlavní principy toho, jakým způsobem bude systém plateb Koncesionáři prováděn. 8.2 Základní principy Platební mechanismus bude koncipován tak, aby odrážel dohodnutou alokaci rizik Projektu mezi Zadavatelem a Koncesionářem. Hlavním principem návrhu je, že platby Koncesionáři budou založeny na dostupnosti dálnice a na míře této dostupnosti. Platební mechanismus tedy zohlední, aby Služebné bylo Koncesionáři Zadavatelem vypláceno v plném rozsahu jen tehdy, když: Úsek dálnice D3 Bošilec Ševětín Borek bude dokončen podle specifikací dle Koncesionářské smlouvy (riziko výstavby) Služba, která se k dálničním úsekům zahrnutým do Projektu vztahuje, bude skutečně poskytována a tyto dálniční úseky budou dostupné, podle specifikací určených Koncesionářskou smlouvou (riziko dostupnosti). Podle navrhovaného platebního mechanismu Projektu bude Služebné Koncesionáři vypláceno Zadavatelem v pravidelných měsíčních platbách Zohlednění míry dokončení výstavby Platba Služebného bude zahájena, jakmile dojde při splnění smluvních podmínek předání, resp. převzetí, k zahájení provozování úseku dálnice D3 Bošilec Ševětín Borek, které bude navazovat na vydání povolení k předčasnému užívání stavby, příp. na vydání kolaudačního rozhodnutí. V případě zahájení provozu před vydáním kolaudačního rozhodnutí lze zároveň výši Služebného redukovat dohodnutým procentem do doby, než bude pro daný Funkční celek získané konečné kolaudační rozhodnutí. Cílem je dosáhnout vypořádání všech nedokončených položek před tím, než bude moci Koncesionář získat Služebné za dokončený úsek v plné výši. PwC 36/8537 8.2.2 Míra dostupnosti dálničního úseku Zohlednění míry dostupnosti dálničních úseků zahrnutých do Projektu je součástí alokace rizik dostupnosti na Koncesionáře. Parametry dostupnosti budou definovány dle požadavků Zadavatele obsažených v technické příloze Koncesionářské smlouvy. Míra dostupnosti jednotlivých dálničních úseků zahrnutých do Projektu bude obecně sledována ze dvou hledisek: Dálniční úsek zahrnutý do Projektu není dostupný pro jeho uživatele (částečně nebo úplně), ať již kvůli uzavřeným jízdním pruhům nebo výrazným nedostatkům v oblasti údržby. V tomto případě bude Služebné sníženo o stanovenou výši srážek (nejpravděpodobněji určených jako definované % Služebného) ve vazbě na rozsah nedostupnosti. Dálniční úsek zahrnutý do Projektu je sice dostupný, Koncesionář však nedodrží standardy kvality a výkonu určené Koncesionářskou smlouvou. V tomto případě bude Služebné sníženo o stanovený systém srážek za jednotlivé parametry standardů kvality (nejpravděpodobněji určených ve formě peněžní částky stanovené pro jednotlivé případy, případně trestných bodů s definovanými peněžními hodnotami). Mechanismus srážek ze Služebného bude nastaven tak, aby nedocházelo k dvojímu započítávání srážek. Dále lze předpokládat, že celková výše srážek bude moci dosáhnout až celkové výše Služebného. Platební mechanismus také stanoví způsob a parametry, podle kterých bude celkové Služebné za všechny dálniční úseky zahrnuté do Projektu rozděleno na jednotlivé dálniční úseky. Srážky za nedostupnost jde o klíčovou Srážku zohledňující důvody, kvůli kterým musí být na dálnici omezen provoz, zejména: Doba uzavírky Délka uzavřeného úseku Počet uzavřených jízdních pruhů Nutnost využití protisměrných jízdních pruhů Intenzita dopravy v závislosti na části dne, počtu dnů a kterých dnů během týdne Nedostupnost pro speciálně definované dny roku (např. státní svátky). Srážky za neudržení nebo nedosažení standardů kvality jde o Srážku zohledňující nedosažení kvalitativních parametrů stanovených v Koncesionářské smlouvě, jako např. kvalita a rozsah údržby, omezení maximální povolené rychlosti v příslušném jízdním pruhu, snížení maximální nosnosti mostních konstrukcí z důvodů na straně Koncesionáře, provozní logistika a procesy, reakční doby na různé události, přesnost a úplnost záznamů, apod. Koncesionářská smlouva může v případě některých dohodnutých liberačních, příp. kompenzačních událostí pro oba typy srážek definovat nižší, případně nulové Srážky. Stejně tak pro události, které vzniknou mimo kontrolu Koncesionáře, mohou být dohodnuty reakční doby, během kterých se systém srážek neuplatňuje. Měsíční Služebné bude pro každý dálniční úsek zahrnutý do Projektu vypočítáno podle následujícího základního vzorce: MPZ = ZSS Sd Sk kde PwC 37/8538 MPZ celková měsíční platba Zadavatele ZSS základní měsíční sazba Služebného Sd souhrn srážek za dostupnost připadajících na daný měsíc Sk souhrn srážek za nedodržení standardů kvality za daný měsíc Koncesionářská smlouva samotná může obsahovat další ustanovení, jejichž cílem bude ošetřit významná porušení dohodnutých parametrů nebo jejich dlouhodobé porušování ze strany Koncesionáře, a sice formou ustanovení o porušení smlouvy na straně Koncesionáře. To je vhodné zejména tam, kde by pouhé finanční Srážky mohly být neúčinné nebo nevhodné Dosažení definovaných dopravních intenzit Jak vyplývá z výše uvedeného, celková výše měsíční platby Služebného nebude vázána na jakoukoli formu využití dálnice nebo dosažené dopravní intenzity, kde by toto riziko nesl Koncesionář. Zadavatel však v průběhu zadávacího řízení hodlá analyzovat možnost poskytnutí dodatečného bonusu/malusu Koncesionáři v případě, kdy se dopravní intenzity pro určitou kategorii vozidel budou lišit od určité předem stanovené úrovně nebo různých úrovní podle definované škály. Bude-li např. takový systém aplikován na nákladní automobily o určité minimální hmotnosti, pak bude Koncesionář moci v případě nižších než předpokládaných dopravních intenzit omezit výši rezerv příslušných nákladových položek, což by mohlo mít pozitivní vliv na Hodnotu za peníze. V takovém případě by výše uvedená rovnice výpočtu celkové měsíční platby Zadavatele byla doplněna takto: MPZ = ZSS Sd Sk +/ VDMI kde: VDMI měsíční bonus/malus z dosažené dopravní intenzity. Není však v tuto chvíli jasné, do jaké míry by uchazeči do svých nabídkových finančních modelů zahrnuli výnosy vztahující se k dosažené dopravní intenzitě a zda by skutečně tento přístup znamenal Hodnotu za peníze. Proto hodlá Zadavatel přístup k problematice výnosů z dosažené dopravní intenzity projednávat s uchazeči v průběhu zadávacího řízení. 8.3 Indexace Služebného S ohledem na inflaci bude část měsíčních plateb Služebného indexována. Koncesionář bude inflační indexaci aplikovat na měsíční platby Služebného tak, aby byl schopen přibližně srovnat nominální profil plateb, které obdrží od Zadavatele, s nominálním profilem svých provozních nákladů. Při absenci takového mechanismu by musel Koncesionář snášet neočekávané inflační pohyby, přičemž by pro něj s ohledem na dlouhodobý charakter Projektu bylo velmi obtížné takový vývoj přesně předvídat. PwC 38/8539 Základní principy indexace budou zahrnovat: Indexace se bude vztahovat na tu část Služebného, která bude určena na pokrytí provozních nákladů, tzn. neinvestiční komponenty Služebného hrazeného Koncesionáři (položky investiční povahy a náklady vznikající v průběhu výstavby je schopen Koncesionář pro obvykle relativně krátké období výstavby proti inflaci ošetřit a nacenit v rámci uzavřené smlouvy o výstavbě). Indexem může být buď klasický index inflace (který potenciálně lépe odráží rozpočet veřejného zadavatele) nebo např. indexy vztažené k cenám stavebních materiálů a prací, mzdových nákladů, apod. které lépe odráží nákladový profil Koncesionáře. Indexace a rozsah její aplikace na Služebném budou muset být pro účely dosažení Hodnoty za peníze konstruovány tak, aby reflektovaly ta rizika Koncesionáře, která není schopen efektivně řídit, zároveň mu však neposkytovala ochranu proti pohybu jiných nákladových / výdajových položek. K inflační indexaci bude docházet každoročními úpravami s využitím dohodnutých indexů. Tyto výpočty budou vycházet z oficiálních údajů uveřejněných Českým statistickým úřadem pro dohodnuté typy indexů. Pro potřeby zajištění srovnatelného vyhodnocení nabídek bude potřebné, aby Zadavatel stanovil použitelné indexy, ačkoli jejich konečná skladba může být předmětem diskuse během zadávacího řízení. Zadavatel také může v souladu s běžnou mezinárodní praxí využít toho, aby zájemci nabídli procentuální výši Služebného, která bude indexaci podléhat. 8.4 Ošetření měnových rizik Zadavatel zvažuje vyplácet Služebné v českých korunách, avšak podle aktuální situace na trhu v průběhu zadávacího řízení je žádoucí projednat a analyzovat, zda by platby v Euro, či v kombinaci obou měn, přispěly k vyšší hodnotě za peníze pro zadavatele, zejména v závislosti na tom, v jaké měně bude financování Projektu realizováno. Platba (plná nebo částečná) Služebného v Euro Koncesionáři umožní využít pro potřeby Projektu velký trh s úvěry denominovanými v Euro. Banky z eurového trhu budou Projekt mnohem ochotněji financovat, nebudou-li platby jejich dluhové služby podléhat kursovým rizikům. Bez takové ochrany budou banky od Koncesionáře vyžadovat, aby se zajistil proti kursovým pohybům (nap. kursové swapy) a/nebo vytvářel velké měnové rezervy. Tento nákladný postup však s největší pravděpodobností nebude představovat hodnotu za peníze. Platby Služebného v českých korunách Koncesionáři umožní, aby půjčky realizoval na domácím trhu, ten je však z hlediska velikosti menší než trh s Euro. Platby Služebného v korunách také Koncesionáři umožní lépe řídit náklady z hlediska kursových rizik (platby většiny nákladů v korunách). To se týká především období provozu. Zadavatel předpokládá, že případná kursová rizika ve fázi výstavby (případná tranše v Euro použitá na úhradu korunových plateb za stavební práce a materiál) bude Koncesionář schopen efektivně ocenit a sám ošetřit v rámci smluv se svými dodavateli. S případným přijetím Eura Českou republikou v průběhu trvání smlouvy budou veškeré v ní zachycené částky převedeny a zaokrouhleny do Euro v souladu s právními předpisy a případné členění plateb Služebného na částky v českých korunách a euro bude odstraněno. 8.5 Vyplácení Služebného Služebné bude Koncesionáři vypláceno měsíčně pozadu. Výši vypláceného Služebného ověří nezávisle na Koncesionáři ověřovatel pověřený k tomu Zadavatelem. Vznikne-li mezi Zadavatelem a PwC 39/8540 Koncesionářem spor o výši Služebného, který se nepodaří při jednání Zadavatele a Koncesionáře odstranit, vyplatí Zadavatel Koncesionáři nespornou část Služebného a ohledně sporné části bude vedeno sporné řízení. 9. Nakládání s majetkem státu 9.1 Dálnice Vlastnictví státu ze zákona Dálnice a silnice I. třídy vlastní dle 9 odst. 1 Zákona o pozemních komunikacích stát a tento stav nesmí být žádným smluvním ustanovením změněn. Česká republika zůstane vlastníkem všech úseků dálnice D3, které jsou součástí Projektu (včetně jejich příslušenství), po celou dobu výstavby i provozu dálnice D3. Česká republika se tedy stane vlastníkem všech materiálů použitých k výstavbě dálnice v okamžiku jejich zapracování do díla Majetkoprávní příprava a zajišťování povolení Rizika spojená s majetkoprávní přípravou Projektu ponese veřejný sektor (Zadavatel). Veřejný sektor (Zadavatel, resp. ŘSD) bude zajišťovat veškerá práva k pozemkům nezbytným pro realizaci Projektu nejpozději v průběhu zadávacího řízení. Předpokládá se, že uchazeči budou vyzváni k podání svých závazných nabídek až poté, kdy Zadavatel zajistí práva k dotčeným pozemkům. Územní rozhodnutí nezbytná pro Projekt zajišťuje Zadavatel. Naproti tomu veškerá navazující správní povolení, souhlasy, vyjádření, rozhodnutí apod. nezbytná k realizaci Projektu (zejména včetně stavebního povolení) bude vždy zajišťovat Koncesionář Práva Koncesionáře ve vztahu k dálnici Koncesionářská smlouva bude obsahovat právo Koncesionáře všechny potřebné pozemky a práva po dobu trvání Projektu užívat za účelem realizace Koncesionářské smlouvy. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Koncesionář nebude nájemcem dálnice a nebude oprávněn vybírat mýtné ani jiné poplatky za užívání dálnice. Koncesionáři bude placeno Služebné, které se bude platit na základě tzv. dostupnosti dálnice (viz kapitola 8). Koncesionář ponese nebezpečí škody, která na úsecích dálnice D3, které jsou součástí Projektu, vznikne až do doby jeho zpětného předání Zadavateli, a to bez ohledu na vlastnictví dálnice D3. Tato skutečnost se odráží již v samotné koncepci Služebného. 9.2 Mosty pro křížící se komunikace Koncesionář v rámci výstavby dálničního úseku Bošilec - Ševětín - Borek zajistí rovněž vybudování přeložek silnic I. třídy (vlastnictví státu), silnic II. a III. třídy (vlastnictví krajů) a místních komunikací (vlastnictví obcí). Předpokládá se, že přeložky (zejm. mosty přes dálnici) budou vlastnictvím státu a místních samospráv, jak to vyplývá ze Zákona o pozemních komunikacích. Péči o přeložky budou zajišťovat jejich vlastníci, Koncesionář bude pouze povinen sledovat jejich stav a upozorňovat Zadavatele na závady, které mohou mít vliv na dostupnost dálnice. 10. Předčasné ukončení Nelze vyloučit, že v průběhu realizace Projektu mohou nastat skutečnosti, které povedou k předčasnému ukončení Koncesionářské smlouvy. Vzhledem k tomu, že na základě Koncesionářské smlouvy bude vytvořen velmi složitý systém právních vztahů (nejde přitom pouze o právní vztahy PwC 40/8541 mezi Zadavatelem a Koncesionářem, ale i vztahy další, zejména o smlouvy s financujícími institucemi, zajišťovací instituty a dlouhodobé subdodavatelské smlouvy), je zřejmé, že případné ukončení Koncesionářské smlouvy bude mít pro účastníky těchto právních vztahů velmi zásadní právní a ekonomické důsledky. Takové ukončení by mělo být vždy až krajním řešením, které bude využito až v případě, kdy nebude nastalé situace možné řešit jiným způsobem upraveným ve smlouvě (např. penalizací Koncesionáře krácením Služebného v případě nedosažení požadované dostupnosti nebo kvalitativních parametrů) Důvody předčasného ukončení Koncesionářské smlouvy Případy, kdy lze Koncesionářskou smlouvu předčasně ukončit budou omezeny na: Případ, kdy nejsou ve lhůtě stanovené Koncesionářskou smlouvou splněny odkládací podmínky. Případy selhání Koncesionáře (viz níže). Jednostranné ukončení ze strany Zadavatele bez uvedení důvodu (viz níže; Koncesionář sám však jednostranně bez uvedení důvodu nebude moci smlouvu ukončit). Jednostranné ukončení Koncesionářem pro selhání Zadavatele. Případy, kdy nastanou smlouvou definované případy vyšší moci (viz níže). Předčasné ukončení Zadavatelem z důvodu zakázaného jednání Koncesionáře (např. korupce či nepoctivost) Ekonomické dopady předčasného ukončení Koncesionářské smlouvy V případě předčasného ukončení Koncesionářské smlouvy z jakýchkoli důvodů zůstane vybudovaná část dálnice D3, která je součástí Projektu, ve vlastnictví Zadavatele. Z toho důvodu bude Koncesionáři náležet právo na kompenzaci, jejíž výše bude vycházet jednak z hodnoty díla vybudovaného Koncesionářem, ale především též z okolností, za jakých k předčasnému ukončení došlo. Výpočtový mechanismus kompenzací bude v Koncesionářské smlouvě koncipován tak, aby byl v souladu s obvyklou mezinárodní praxí v obdobných projektech (výchozím dokumentem může být např. smluvní standard PPP projektů SOPC4) a zároveň vyhovoval pravidlům Eurostatu pro mimobilanční klasifikaci. Přesné výpočtové vzorce budou projednávány se zájemci, jejich financujícími institucemi v průběhu zadávacího řízení. Hlavní principy vzorců pro výpočet kompenzací jsou uvedeny v příloze Právní dopady předčasného ukončení Při předčasném ukončení Koncesionářské smlouvy se bude po Koncesionáři vyžadovat, aby vyklidil staveniště (pokud k němu dojde během výstavby či rekonstrukce) a odevzdal všechny příslušné záznamy a podklady. Ukončení Koncesionářské smlouvy bude moci proběhnout pouze stanoveným způsobem založeným na pozitivních závazcích smluvních stran. Nebude umožněno klasické odstoupení od Koncesionářské smlouvy či její výpověď dle obchodního nebo občanského zákoníku, spojené se vzájemnou povinností stran vrátit si bezdůvodné obohacení, protože takový postup by byl z hlediska státu velice rizikový. 11. Strategie způsobu výběru Koncesionáře Výběr Koncesionáře má dle ustanovení 18a Zákona o pozemních komunikacích proběhnout postupem dle Zákona o veřejných zakázkách. PwC 41/8542 11.1 Typy zadávacích řízení a jejich rámcový popis S ohledem na znění Zákona o veřejných zakázkách připadají v úvahu následující typy zadávacích řízení: Otevřené řízení: V otevřeném řízení mohou nabídku předložit všichni zájemci, kteří splňují stanovená kritéria. O obsahu nabídek nelze během zadávacího řízení jednat. Užší řízení: V užším řízení nejprve zájemci prokazují splnění kvalifikace. Po posouzení kvalifikace zadavatel vyzve zájemce, kteří prokázali splnění kvalifikace, k podání nabídky. Tak jako u otevřeného řízení nelze o obsahu nabídek během zadávacího řízení jednat. Soutěžní dialog: Tak jako v užším řízení, zájemci nejprve prokazují splnění kvalifikace. Po posouzení kvalifikace zadavatel vyzve zájemce, kteří prokázali splnění kvalifikace, k účasti v soutěžním dialogu, jehož účelem je definování optimálních podmínek zadání příslušného projektu tak, aby bylo nalezeno nejlepší řešení způsobilé plnit potřeby a požadavky Zadavatele. Po skončení tohoto dialogu jsou všichni zájemci účastnící se soutěžního dialogu vyzváni, aby předložili nabídky na vybrané řešení. Jednací řízení s uveřejněním: Tak jako v užším řízení zájemci nejprve prokazují splnění kvalifikace a následně ti zájemci, kteří prokázali splnění kvalifikace, předkládají nabídky. Na rozdíl od užšího řízení však lze o obsahu těchto nabídek vést jednání Analýza vhodných typů zadávacích řízení U komplexních veřejných zakázek, jakými jsou PPP projekty v dopravní infrastruktuře, lze na základě četných zkušeností z obdobných zakázek realizovaných v rámci Evropské unie jednoznačně doporučit taková zadávací řízení, která poskytují Zadavateli možnost aktivně vyjednávat se zájemci/uchazeči o konkrétních podmínkách řešení a realizace Projektu. Ačkoliv technické parametry Projektu jsou do značné míry ze strany Zadavatele již definovány a potřeba jednat o těchto aspektech Projektu tak není zásadní, není Zadavatel bez detailních konzultací se zájemci optimálně stanovit smluvní požadavky a podmínky klíčové zejména pro financovatelnost Projektu. Cílem těchto konzultací tedy je spolu se zájemci nalézt takové řešení, které jednak naplní nezbytnou podmínku na financovatelnost Projektu a zároveň bude optimálním řešením pro Zadavatele z hlediska nákladů, přínosů a rizik Projektu (hodnota za peníze). Příkladem oblastí, o kterých je nutné v rámci zadávacího řízení vést jednání, bude zejména: Rozsah projektu - technické, právní a ekonomické aspekty zahrnutí správy a údržby úseků dálnice stavěných veřejným sektorem 0308/C a 0309/III do předmětu veřejné zakázky Časová provázanost s ostatními stavbami dálnice D3 např. technické a ekonomické aspekty související s případným zajištěním správy a údržby úseků dálnice 0308/C a 0309/III Koncesionářem ještě před zprovozněním úseků dálnice 0309/I a 0309/II Záruky a garance nutnost nalézt optimální rozsah případných záruk a garancí, tak aby byly naplněny (i) požadavky Eurostatu na mimobilanční klasifikaci, (ii) požadavky a možnosti Zadavatele, (iii) požadavky zájemců a jejich financujících institucí Mechanismy pro výpočet kompenzací v případě předčasného ukončení Koncesionářské smlouvy Měna Služebného či kursová indexace Služebného Mechanismus indexování Služebného o inflaci (druh indexu, výše indexované části atd.) Problematika nabídky financování Projektu, míra závaznosti nabídek bank a obecně rizika a dopady spojené s nabízenými formami financování Problematika přímých smluv, jež umožňují ochranu nároků financujících institucí v případě, že Koncesionář přestane plnit smluvní podmínky (zejména tzv. právo step-in umožňující převzetí kontroly financujícími institucemi nad Koncesionářem. PwC 42/8543 Bez možnosti těchto konzultací se zájemci/uchazeči je jen málo pravděpodobné, že by došlo k naplnění obou těchto nutných podmínek (tj. financovatelnost Projektu a hodnota za peníze pro Zadavatele), což by v důsledku znamenalo plýtvání veřejnými zdroji a prostředky. Nemožnost projednat předem konkrétní podmínky Projektu s sebou navíc nese podstatné riziko opomenutí či nedostatečného zohlednění některých otázek, nevhodného rozložení rizik mezi Zadavatele a Koncesionáře apod., jakož i potřebu následných revizí předmětu plnění a uzavírání dodatků ke smlouvě, což by z hlediska Zákona o veřejných zakázkách představovalo velice rizikový postup. Toto je umocněno i faktem, že se jedná o pilotní PPP projekt v dopravní infrastruktuře v právním prostřední České republiky a nelze se tedy opřít o výsledky a precedenty z předchozích projektů. Z výše uvedeného tedy vyplývá doporučení zvolit při zadávání Projektu takové zadávací řízení, které umožňuje transparentní konzultace se zájemci/uchazeči v průběhu zadávacího řízení, tedy buď soutěžní dialog, či jednací řízení s uveřejněním. Pro formulaci doporučení je však nutné ještě analyzovat, zda jsou u Projektu splněny zákonné podmínky pro použití těchto typů zadávacích řízení Zákonné podmínky použití zadávacích řízení Jednací řízení s uveřejněním lze dle Zákona o veřejných zakázkách využít jen výjimečně, pokud s ohledem na povahu stavebních prací či služeb nebo rizika s nimi spojená lze důvodně předpokládat, že nabídkové ceny uchazečů budou navzájem nesrovnatelné. Pro uplatnění této výjimky by proto Zadavatel musel doložit, že (i) v okamžiku zveřejnění zakázky nebyl objektivně znám přesný rozsah poptávaných stavebních prací či služeb anebo (ii) jsou s Projektem objektivně spjata mimořádná rizika, jež by uchazečům pravděpodobně neumožnila stanovit nabídkovou cenu srovnatelným způsobem. Jak vyplývá z provedené analýzy rizik v kapitole 5 této Analýzy, s realizací Projektu (ať již Klasickým modelem či PPP modelem) jsou spjata významná stavební, provozní, finanční i právní rizika, jejichž optimální alokací mezi veřejný a soukromý sektor a konkrétní specifikací přenosu a řízení rizik ve smluvní dokumentaci bude věnována mimořádná pozornost při jednání se zájemci či uchazeči v průběhu zadávacího řízení. Bez této možnosti konzultací a jednání v průběhu zadávacího řízení lze předpokládat, že nabídkové ceny uchazečů by nemohly být stanoveny porovnatelným způsobem. Navíc, jak bylo uvedeno výše v přehledu bodů, o kterých je nutné v rámci zadávacího řízení jednat, Zadavatel považuje za nutné se zájemci v rámci zadávacího řízení projednat mimo jiné i otázky týkající se rozsahu projektu a časové provázanosti s ostatními stavbami (technické, právní a ekonomické aspekty zahrnutí správy a údržby úseků dálnice stavěných veřejným sektorem 0308/C a 0309/III do předmětu veřejné zakázky a technické a ekonomické aspekty související s případným zajištěním správy a údržby úseků dálnice 0308/C a 0309/III Koncesionářem ještě před zprovozněním úseků dálnice 0309/I a 0309/II. Tyto body mají přitom přímý vliv na přesný rozsah poptávaných stavebních prací či služeb a ve svém důsledku i na porovnatelnost nabídkových cen. Z výše uvedeného vyplývá, že existují argumenty pro naplnění zákonné podmínky použití jednacího řízení s uveřejněním, ovšem bez dalších právních analýz se jeví použití jednacího řízení s uveřejněním jako více rizikové. Co se týče zákonné podmínky použití soutěžního dialogu, zadavatel může použít toto zadávací řízení, zadává-li zakázku se zvláště složitým předmětem plnění, takže není objektivně schopen vymezit buď (a) technické podmínky, nebo (b) právní nebo finanční požadavky, a zároveň použití otevřeného či užšího řízení není s ohledem na povahu předmětu plnění PwC 43/8544 možné. S ohledem na argumenty uvedené v této kapitole lze předpokládat, že zákonná podmínka použití soutěžního dialogu je u Projektu splněna Shrnutí a doporučení způsobu výběru Koncesionáře Porovnání hlavních atributů jednotlivých typů zadávacích řízení vyplývá z následující tabulky. Typ zadávacího řízení Otevřené Užší Soutěžní dialog Jednací řízení s uveřejněním Možnost jednat o parametrech Projektu v ne ne ano ano průběhu zadávacího řízení Možnost omezit počet zájemců ne ne ne ano Míra právní jistoty při použití daného typu zadávacího řízení vysoká vysoká vysoká nižší Z tohoto porovnání vyplývá, že s ohledem na charakteristiku Projektu se ve srovnání s ostatními druhy zadávacích řízení jeví jako nejvhodnější varianta soutěžního dialogu. Toto zadávací řízení (i) poskytuje Zadavateli možnost aktivně vyjednávat se zájemci o konkrétních podmínkách řešení a rozsahu realizace Projektu a hledat v rámci dialogu s nimi optimální řešení pro Zadavatele (na rozdíl od otevřeného či užšího řízení) a současně (ii) volba soutěžního dialogu pro Projekt s sebou přináší relativně nižší riziko napadnutelnosti pro nezákonnost (oproti jednacímu řízení s uveřejněním). Přílohou 7 této Analýzy je odůvodnění významné veřejné zakázky pro účely schválení vládou ČR před zahájením zadávacího řízení. 12. Předpokládaný časový harmonogram Předpokládaný harmonogram realizace Projektu pro oba modely realizace je prezentován v následující tabulce: Fáze realizace Projektu PPP model Klasický model Zahájení přípravných stavebních prací a výstavby 1/2015 1/2015 Uvedení úseku Bošilec - Ševětín -Borek do provozu 1/2017 1/2017 Ukončení provozování Koncesionářem 12/ V případě realizace PPP modelem lze uvažovat s následujícím harmonogramem zadávacího řízení: Fáze zadávacího řízení Od Do Veřejné zakázky na právní, technické a finanční poradenství v průběhu 4/2013 7/2013 zadávacího řízení Aktualizace kvalifikační dokumentace 7/2013 8/2013 Zahájení VZ - kvalifikace 9/ /2013 Příprava návrhu Koncesionářské smlouvy včetně technických příloh 7/ /2013 definujících kvalitativní a výkonnostní požadavky na Projekt Průběh soutěžního dialogu (popř. jednacího řízení s uveřejněním) - 12/2013 5/2014 vyjednání definitivní podoby Projektu Dokončení majetkoprávní přípravy Projektu (výkupy pozemků, věcná - 4/2014 břemena) Výzva k podání nabídek 5/ Příprava nabídek uchazeči 5/2014 7/2014 Vyhodnocení nabídek uchazečů - výběr uchazeče 8/2014 9/ Tento předpoklad je podpořen i písemným stanoviskem ÚOHS. ÚOHS se ve svém stanovisku zn. D475/ /200/500/JK, ze dne vyjádřil k dotazu, zda je možné zadat veřejnou zakázku na výstavbu a dlouhodobé provozování dálnice D3 a rychlostní silnice R3 s použitím soutěžního dialogu tak, že takový postup by měl být za podmínek předpokládaných Koncesním projektem schváleným vládou dne 20. října 2008 možný. PwC 44/8545 Definitivní dojednání financování a finanční uzavření 9/ /2014 Schválení smlouvy vládou (po projednání s MF) 9/ /2014 Projednání závazků v Poslanecké sněmovně (vyslovení souhlasu) a 10/ následné uzavření Koncesionářské smlouvy Účinnost Koncesionářské smlouvy 12/ / Shrnutí testování trhu V souladu s metodickými dokumenty Ministerstva financí pro realizaci PPP projektů bylo v rámci Analýzy provedeno testování zájmu trhu o Projekt realizovaného PPP modelem. Přehled hlavních testovaných oblastí, shrnutí odpovědí respondentů a implikace pro Projekt jsou uvedeny v následující tabulce: Testovaná oblast Rozsah PPP projektu Odpovědi respondentů Převážná většina respondentů považuje velikost projektu (měřeno předpokládanými náklady na výstavbu) za vhodnou. Převážná většina respondentů považuje zařazení provozování a údržby úseků Veselí nad Lužnicí - Bošilec a Borek Úsilné (tedy úseků nestavěných Koncesionářem) do předmětu Projektu (tzn. Varianta B Projektu) za akceptovatelné a proveditelné. Řada respondentů však zároveň upozorňuje, že zařazení úseků dálnice nestavěných Koncesionářem do PPP projektu je proveditelné, pokud budou uspokojivě dořešeny následující oblasti: Problematika odpovědnosti za skryté vady na převzatých dálničních úsecích Participace Koncesionáře při přejímání staveb od zhotovitelů těchto staveb Postoupení práv ze záruk na Koncesionáře, aby mohl řešit případné skryté vady na převzatých dálničních úsecích Zpřístupnění odpovídajícího objemu technických informací o stavu převzatých úseků dálnice Možnost provést v přiměřené míře technické due diligence (posouzení stavu) přebíraných úseků. Implikace pro Projekt Z odpovědí respondentů vyplynulo, že obě analyzované varianty PPP projektu D3 jsou v principu z pohledu trhu realizovatelné. Doporučujeme projednat komentáře respondentů s technickými a právními poradci Zadavatele při přípravě zadávací dokumentace a při koncipování návrhu Koncesionářské smlouvy. Dále bude nezbytné projednávat tyto oblasti s uchazeči a jejich financujícími institucemi a nalézt optimální řešení v průběhu zadávacího procesu (soutěžního dialogu). Předpokládaná alokace projektových rizik Dva respondenti uvedli, že vzhledem k rizikům s tím souvisejícím (zejména riziko skrytých vad převzatých úseků) by bylo vhodné zvažovat variantu PPP projektu bez těchto navazujících úseků dálnice. Z odpovědí respondentů vyplývá, že v obecné rovině se jedná o standardní rozdělení hlavních kategorií rizik. Z hlediska realizovatelnosti PPP projektu však bude klíčové detailní rozpracování jednotlivých rizik do znění Koncesionářské smlouvy. Zásadní pro financovatelnost PPP projektu bude zejména dohodnutá alokace rizik týkajících se správy a provozování úseků dálnice, které nestaví Koncesionář a dále způsob vypořádání Koncesionářské smlouvy v případě předčasného ukončení. Doporučujeme projednat komentáře respondentů s technickými a právními poradci při koncipování návrhu Koncesionářské smlouvy. Dále bude nezbytné projednávat tyto oblasti s uchazeči a jejich financujícími institucemi a nalézt optimální řešení v průběhu zadávacího procesu (soutěžního dialogu). PwC 45/8546 Platební mechanismus Finanční struktura projektu PPP Předběžný harmonogram Typ zadávacího řízení Zájem o účast v zadávacím řízení Převážná většina respondentů považuje základní principy platebního mechanismu za akceptovatelné. K základním principům respondenti uváděli následující komentáře: Platební mechanismus založený na platbách za dostupnost je zcela zásadní pro úspěch tohoto PPP projektu Nedoporučujeme v rámci platebního mechanismu přenášet riziko poptávky (dopravní intenzity) na Koncesionáře (pozn. aktuální návrh platebního mechanismu s tímto nepočítá) Jedná se o relativně standardní platební mechanismus pro tento typ PPP projektu, klíčové bude detailní rozpracování těchto principů v průběhu zadávacího procesu (indexace, výše srážek, jednoznačnost a určitost katalogu srážek, uplatnění či neuplatnění srážek za plánovanou údržbu atd.) Respondenti uváděli následující očekávané parametry financování: Měna čerpaného dluhu Převážná většina respondentů uvedla, že s ohledem na velikost Projektu by projekt mohl být profinancován v Kč. Zbytek by zvažoval čerpání dluhu v EUR. Poměr cizího a vlastního kapitálu Nejčastěji respondenti uvedli předpokládaný poměr cizího a vlastního kapitálu ve výši 90:10 až 85:15. Doba splatnosti dluhu Většina respondentů předpokládá splatnost možnost dosažení splatnosti v rozmezí 20 až 27 let. Počet bank, který bude schopen takové splatnosti nabídnout bez minipermové struktury bude spíše menší. Někteří respondenti očekávají spíše splatnost okolo 20-ti let s využitím minipermové struktury. Marže komerčních bank Rozsah uváděných hodnot je relativně široký, od 200 do 400 bps. Evropská investiční banka principiálně projevila zájem o participaci v PPP projektu D3 v roli multilaterální financující instituce. Maximální objem seniorního úvěru ze strany EIB může činit 50 % investičních nákladů Projektu. Převážná většina respondentů uvedla, že uvažovaný harmonogram je realistický. Délka zadávacího řízení může být ovlivněna kvalitou zadávací dokumentace připravenou Zadavatelem. Respondenti očekávají, že optimální délka provozování dálnice bude předmětem jednání v rámci zadávacího procesu. Převážná většina respondentů považuje za vhodné použití soutěžního dialogu, protože toto zadávací řízení umožňuje zadavateli s uchazeči projednávat otázky týkající se strukturování projektu. Vzhledem ke značným nákladům na účast v zadávacím řízení považují respondenti za nutné zajistit ze strany Zadavatele kvalitní podklady pro zadávací řízení (zejména vyvážený návrh Koncesionářské smlouvy). Z odpovědí respondentů vyplynul velký zájem o účast v zadávacím řízení pro realizaci PPP projektu. Pro řadu uchazečů bude při rozhodování, zda se zadávacího řízení účastnit, velmi důležitá míra a stabilita politické podpory PPP projektu, neboť na přípravu nabídek a účast v soutěžním dialogu je ze strany uchazečů nutné vynaložit již ve fázi zadávacího řízení významné prostředky. V další fázi Projektu doporučujeme projednat komentáře respondentů s technickými a právními poradci při koncipování návrhu detailního návrhu platebního mechanismu. Dále bude nezbytné projednávat tyto oblasti s uchazeči a jejich financujícími institucemi a nalézt optimální řešení v průběhu zadávacího procesu (soutěžního dialogu). Indikované parametry financování byly použity jako vstupní data do finančního modelu, na základě kterého je analyzována výhodnost PPP projektu D3. Pro finanční strukturu projektu je rovněž významné, že Evropská investiční banka principiálně projevila zájem o participaci v PPP projektu D3 v roli multilaterální financující instituce, což vzhledem k výhodným podmínkám může vést k podstatnému snížení nákladů na financování Projektu. V dalších fázích Projektu bude nezbytné projednávat tyto oblasti s uchazeči a jejich financujícími institucemi a nalézt optimální řešení v průběhu zadávacího procesu (soutěžního dialogu). Z odpovědí respondentů vyplynulo, že předpokládaný harmonogram PPP projektu D3 je z pohledu trhu realistický a akceptovatelný. Doporučení použít pro zadání Projektu soutěžní dialog. Zadávací dokumentace a návrh Koncesionářské smlouvy by měl být připraven renomovanými odborníky v souladu s nejlepší mezinárodní praxí. Lze předpokládat dostatečnou soutěž mezi uchazeči v zadávacím řízení. V případě rozhodnutí vlády ČR o realizaci Projektu PPP modelem je žádoucí vyjádřit a poskytnout politickou podporu tomuto projektu. Zdroj: Odpovědi respondentů, Analýza PwC PwC 46/8547 Detailní informace o metodice, průběhu a výsledcích testování trhu jsou uvedeny v dokumentu Zpráva o testování trhu Projekt PPP D Závěr Na základě kvantitativních a kvalitativních analýz provedených na základě popsaných předpokladů nejlépe splňuje cíle Projektu, požadavky Zadavatele a potřeby veřejnosti zajištění předmětu Projektu PPP modelem. Realizace Projektu PPP modelem přináší hodnotu za peníze v obou zvažovaných variantách Projektu. Hodnota za peníze Varianty A, tj. úspora Zadavatele při použití PPP modelu oproti realizaci s využitím Klasického modelu, dosahuje v čisté současné hodnotě výše 277,7 mil. Kč, tj. 5,2 %. Z hlediska celkových výdajů Zadavatele na Projekt po celou dobu trvání Koncesionářské smlouvy se tedy jedná o nejvýhodnější model realizace. Hodnota za peníze Varianty B při použití PPP modelu dosahuje v čisté současné hodnotě výše 219,6 mil. Kč, tj. 3,9 %. Z provedeného kvalitativního hodnocení obou modelů vyplývá, že pro zajištění předmětu Projektu je výhodnější PPP model oproti Klasickému modelu. Hlavními kvalitativními výhodami PPP modelu jsou: dosažení a udržování požadované kvality dálnice a služeb souvisejících s provozováním dálnice po celou dobu smluvního vztahu, s tím souvisí i vyšší uživatelský komfort a nižší nehodovost realizace Projektu ve stanoveném časovém horizontu veřejný sektor nenese riziko případného překročení rozpočtu vyšší efekt podpory hospodářského růstu vzhledem k uvolnění veřejných investičních zdrojů pro další rozvojové investice možnost mimobilanční evidence aktiv, v důsledku čehož nedojde k negativnímu dopadu na dluh vládního sektoru. PPP Projekt je koncipován tak, aby byl plně v souladu se stávajícím systémem výkonového i časového zpoplatnění. Provoz systému elektronického mýtného a výběr mýtného bude (tak jako u jiných zpoplatněných komunikací) provozován ze strany Ředitelství silnic a dálnic. Peněžní prostředky získané z výkonového i časového zpoplatnění budou příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury, nikoliv příjmem Koncesionáře. Platby veřejného sektoru vůči Koncesionáři (Služebné) budou založené na tom, zda je příslušný úsek dálnice dostupný v příslušné kvalitě uživatelům. Veřejný sektor bude platit za služby poskytnuté Koncesionářem až po uvedení infrastruktury do provozu, a to po dobu 30-ti let. Výše Služebného (v nominálních hodnotách) v prvním roce provozování dálnice Koncesionářem (tj. v roce 2017) činí 496,2 mil. Kč ve Variantě A a 522,5 mil. Kč ve Variantě B rozsahu Projektu. V případě nedodržení výkonových a kvalitativních požadavků Koncesionářem jsou automaticky uplatněny srážky na Služebné. V případě úplné nedostupnosti úseku dálnice z důvodů na straně Koncesionáře nebude Služebné za daný úsek hrazeno vůbec. Vlastníkem dálnice bude po celou dobu výstavby i provozu Česká republika. Výběr Koncesionáře má dle ustanovení 18a Zákona o pozemních komunikacích proběhnout postupem dle Zákona o veřejných zakázkách. Doporučeným typem zadávacího řízení je soutěžní dialog. V rámci soutěžního dialogu by měla být na základě řešení předkládanými účastníky soutěžního dialogu analyzována výhodnost jednotlivých variant rozsahu Projektu i délky období provozování a následně rozhodnuto o tom, zda bude pro Zadavatele výhodnější Varianta A, či Varianta B a optimální délka období provozování. PwC 47/8548 PPP Projekt prezentovaný v této Analýze je koncipován v souladu s nejlepší zahraniční praxí. V rámci Evropské unie byla obdobná struktura úspěšně použita ve více než 20 silničních projektech za posledních 5 let. Zájem o realizaci Projektu PPP modelem specifikovaným v tomto dokumentu projevila řada renomovaných stavebních společností a financujících institucí (včetně např. Evropské investiční banky). Klíčovými faktory pro úspěšnou realizaci Projektu PPP modelem budou zejména: Politická podpora Projektu PPP modelem Odpovídající kapacita a odborné zázemí na straně Zadavatele pro přípravu a realizaci zadávacího řízení Příprava kvalitní zadávací dokumentace a vyváženého návrhu Koncesionářské smlouvy renomovanými odborníky Participace Evropské investiční banky při financování projektu Dokončení majetkoprávní přípravy (výkupy pozemků a zajištění věcných břemen) Udržení dostatečné míry konkurence v průběhu zadávacího procesu. PwC 48/85 49 Příloha 1 Mapy projektových úseků Zdroj: ŘSD PwC 49/85 50 Zdroj: ŘSD PwC 50/85 51 Zdroj: ŘSD PwC 51/85 52 Zdroj: ŘSD PwC 52/85 Zobrazit více
III. Odůvodnění významné veřejné zakázky: Projekt PPP D4 Projekt PPP D4 1 Odůvodnění veřejné zakázky (VZ) zpracované v souladu s ustanovením 156 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále Více Září Analýza proveditelnosti a výhodnosti zajištění projektu R4 formou PPP ve srovnání s klasickými veřejnými zakázkami
Září 2015 Analýza proveditelnosti a výhodnosti zajištění projektu R4 formou PPP ve srovnání s klasickými veřejnými zakázkami Důležité upozornění Tato Analýza proveditelnosti a výhodnosti zajištění projektu Více Dopravní sektorové strategie. Ing. Zbyněk Stanjura. Ministr dopravy. 5. 3. 2013 Praha Fórum českého stavebnictví 2013
Dopravní sektorové strategie Ing. Zbyněk Stanjura Ministr dopravy 5. 3. 2013 Praha Fórum českého stavebnictví 2013 Dopravní sektorové strategie, 2. fáze - Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury Více Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007
Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5. Více Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025. ( Superstrategie green paper ) FINANČNÍ ČÁST
Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší Více Financování výstavby parkovacích domů
Možnosti mimorozpočtového financování (z pohledu veřejného zadavatele) Investiční úvěr Leasing Soukromý investor PPP projekt Dodavatelský úvěr (EU nebo jiné fondy?) 2 Investiční úvěr Popis Výhody Nevýhody Více Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016
Horusice D3 Dálnice INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Ve III/14713 (původně II/147) 3 Veselí nad Lužnicí 1 60 atice Veselí n. Luž. jih C2c doprovodná komunikace 24 stavba 0309/I Bošilec Ševětín České Budějovice Více Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti
Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti Připraveno pro konferenci Slovak PPP Forum 2009 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho Více Zkušenosti s využitím alternativních zdrojů financování při servisu a údržbě vozového parku MHD. 8. října 2013 EUROTRANS 2013, Brno
Zkušenosti s využitím alternativních zdrojů financování při servisu a údržbě vozového parku MHD 8. října 2013 EUROTRANS 2013, Brno Financování investic v MHD: věčná výzva Jednou z největších výzev společností Více Vybrané aspekty financovateľnosti PPP projektov
Slovak PPP FORUM 2008 Bratislava, 26.- 27. november 2008 Jan Troják ČSOB, ředitel projektového financování Vybrané aspekty financovateľnosti PPP projektov Ing. Jan Troják je ředitelem týmu projektového Více Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017
Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly Více Možnosti financování dopravních sítí ČR. Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů
Možnosti financování dopravních sítí ČR Ing. Karel Havlíček Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů Představení SFDI Právnická osoba zřízená platnou legislativou ČR Výbor SFDI je jmenován Vládou Více Infrastrukturní projekty. Jan Šnajdr
Infrastrukturní projekty Jan Šnajdr Náš tým poskytující infrastrukturní poradenství je kompetenčním centrem finanční skupiny Erste Group Kdo jsme Největší poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Více Základy investování. Terminologie
Základy investování Terminologie Terminologie investování Investice obecně kapitálový vklad do budoucích výnosů. Jsou to hmotné a finanční zdroje vynakládané na pořizování nového hmotného majetku ( investičního Více Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky
Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny b) v popisu předmětu veřejné zakázky c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele Více Karlovarský kraj Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2008
Karlovarský kraj Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2008 Komentář k návrhu rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2008 Pravidla pro sestavení, schvalování a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2008 Více 18. května 2010, Praha. Cíle silniční infrastruktury
18. května 2010, Praha Cíle silniční infrastruktury Představení Ředitelství silnic a dálnic ČR Státní příspěvková organizace Investor a správce dálnic (727 km), rychlostních silnic (386 km) a silnic I. Více TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY V ÚZEMÍ Verze příručky 1.0
Příručka pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1 Výzva číslo 04 kontinuální TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ Více Strategie financování rozvoje a údržby silnic Ústeckého kraje. Jan Šnajdr ředitel, Infrastrukturní poradenství Corporate Finance
Strategie financování rozvoje a údržby silnic Ústeckého kraje Jan Šnajdr ředitel, Infrastrukturní poradenství Corporate Finance Náš tým poskytující infrastrukturní poradenství je znalostním centrem finanční Více Financování veřejné infrastruktury
Financování veřejné infrastruktury Konference ZŮSTANE ČESKÁ REPUBLIKA KŘIŽOVATKOU EVROPY? PRAHA, Ministerstvo dopravy 16. 6. 2015 Korporátní a institucionální bankovnictví Co je předmp edmětem financování Více Fórum partnerských regionů Jihočeského kraje. Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Oddělení dopravní politiky a čisté mobility
Fórum partnerských regionů Jihočeského kraje Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Oddělení dopravní politiky a čisté mobility Český Krumlov 12.5.2016 Železniční doprava - IV. tranzitní železniční koridor Více ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
*UOHSX0087QLG* UOHSX0087QLG ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0127/2016/VZ-11305/2016/533/HKu Brno: 18. března 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona Více Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)
Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do Více Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy
Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu Více Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843
Odůvodnění veřejné zakázky ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze Sídlem: Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestor IČO: 60460709 Profil zadavatele: https://zakazky.czu.cz Více Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci
Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci 1 Obsah Manažerské Shrnutí... 3 Definice projektu rámcová část... 3 Stručný kontext realizace projektu... 3 Cíle Více PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období. Vládní návrh. na vydání
PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období 399 Vládní návrh na vydání zákona o přijetí úvěrů Českou republikou od Evropské investiční banky na financování národních podílů u projektů Více Srovnání požadavků na statut
Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní Více Program financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) v roce 2015
Program financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) v roce 2015 Cíl programu Cílem programu je poskytnutí finančních prostředků Více Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje ČR do roku 2025 ( Superstrategie-green paper ) Ing. Luděk Sosna, Ph.D.
Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje ČR do roku 2025 ( Superstrategie-green paper ) Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Obsah Superstrategie Preambule Úvod, vymezení cílů 1. Současný Více Mýtný systém v ČR a jeho budoucnost. Všechny údaje obsažené v dokumentu jsou informativní
Mýtný systém v ČR a jeho budoucnost Všechny údaje obsažené v dokumentu jsou informativní Aktuální organizace mýtného systému v ČR Stát si objednal dodávku a provozování mýtného systému na klíč Projekt Více DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY
DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010) Více METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA)
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) verze 4.00 Tento metodický pokyn je zpracován v návaznosti na přílohu Více ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje
ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Název Návrh rozpočtu 2017 rozpočet rozpočtu na a schváleného rok 2017 Daň z příjmů ze závislé činnosti 963 510 1 053 000 109,29 Daň z příjmů ze samostatné Více 1. DEFINICE KRITÉRIÍ PRO SROVNÁNÍ HODNOCENÝCH TRAS ROZVOJ ÚZEMÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EKONOMICKÁ NÁROČNOST
OBSAH Strana 1. DEFINICE KRITÉRIÍ PRO SROVNÁNÍ HODNOCENÝCH TRAS... 2 1.1. ROZVOJ ÚZEMÍ... 2 1.2. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 2 1.3. EKONOMICKÁ NÁROČNOST... 2 2. SHRNUTÍ KLADŮ A ZÁPORŮ HODNOCENÝCH TRAS... Více Komerční financování infrastruktury
Komerční financování infrastruktury Infrastruktura a financování 2 Co je předmětem financování Projektové náklady Náklady na přípravu projektu Stavební náklady Provozní náklady Náklady životního cyklu Více Cena zakázky z pohledu NKÚ. Miloslav Kala, viceprezident
Cena zakázky z pohledu NKÚ Miloslav Kala, viceprezident Úvod Cena zakázky v dopravním stavitelství v patnácti minutách 21.10.2011 Cena zakázky z pohledu NKÚ 2 Témata pro diskusi Má smysl zabývat se cenou Více ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. června 2009 č. 715 o střednědobých výdajových rámcích vlády na léta 2010 až 2012 Vláda I. bere na vědomí 1. že předložený návrh rozpočtu České Více Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny
Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále Více Popis a odůvodnění zakázky
Popis a odůvodnění zakázky Číslo veřejné zakázky: 638076 Název veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení: II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 D8, I. etapa, DÚR/IČ k ÚR Užší řízení ISPROFIN / ISPROFOND: Více Odůvodnění veřejné zakázky VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVBY PRO PROJEKT: MOST PŘES METUJI NÁCHOD, BĚLOVES LÁZEŇSKÁ ULICE
Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVBY PRO PROJEKT: MOST PŘES METUJI NÁCHOD, Více Co dál s dopravní infrastrukturou? Řešení ODS. Tisková konference ODS
Co dál s dopravní infrastrukturou? Řešení ODS Tisková konference ODS Praha, 7. května 2010 Výstavba dopravní infrastruktury v ČR V posledních letech se podařilo významně urychlit rozvoj sítě dálnic (D) Více Studie proveditelnosti. Obsah a struktura
Studie proveditelnosti Obsah a struktura Cíle semináře Seznámit se základními principy studie proveditelnosti Seznámit s náplní jednotlivých kapitol Studie proveditelnosti Základní nástroj projektového Více VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní Více Přístup NKÚ ke kontrole 3E v rámci životního cyklu veřejné zakázky Štefan Kabátek
Přístup NKÚ ke kontrole 3E v rámci životního cyklu veřejné zakázky Štefan Kabátek Principy přístupu NKÚ Audit výkonnosti Posouzení hospodárnosti/efektivnosti a účelnosti (3E) nespočívá v procesním dodržení Více Dodatek č. 1. Článek 1 Smluvní strany
Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o financování projektu název: Rychlostní silnice R6 - úsek Jenišov - Kamenný Dvůr evidenční číslo: 327 122 3601, 327 122 3602, 327 122 3603, 327 122 3604 předloženého k potvrzení Více STATUS QUO V PŘÍPRAVĚ PROSTŘEDÍ PRO PPP Filip Drapák
STATUS QUO V PŘÍPRAVĚ PROSTŘEDÍ PRO PPP Filip Drapák 17.3.2004 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. ledna 2004 č. 7 o Partnerství veřejného a soukromého sektoru v České republice Více Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services
Spolufinancování vodárenských projektů Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services HLAVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VOD. PROJEKTŮ Dotační titul Operační program Životní Více Rating Moravskoslezského kraje
Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla Více POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP
Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ Více Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)
Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 20/2015 Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) 1. Úvod a vymezení pojmů 1.1. Směrnice k sestavování Více SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 3.2 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 4 PŘÍLOHA Č. 2 OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI PLATNOST OD 17. 9. 2015 Strana 1 z Více Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015
Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly Více METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA)
REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) verze 2.00 Evidence změn 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 5.9.2007 2.00 2 9 Více Program rozvoje venkova
Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet Více Standardní dokumenty
Standardní dokumenty Financování projektů řešených metodou EPC European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři. Tento Více Zpráva o závěrech testování trhu Projekt PPP D3. Únor 2013
Zpráva o závěrech testování trhu Projekt PPP D3 Únor 2013 Obsah 1. Úvod... 4 2. Metodika testování trhu... 4 3. Průběh testování trhu... 5 4. Závěry testování trhu... 5 Příloha 1 Předběžné informační memorandum... Více Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017
Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací Více Oprava lesní svážnice U seníku
Správa lesů města Tábora, s.r.o. U Čápova dvora 2712 Měšice 390 02 Tábor V Táboře dne 6. 11. 2015 Počet stran textu: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. SLMT/261/2015/Ka k veřejné zakázce malého rozsahu podle Více Energy Performance Contracting Energetické služby se zárukou PROCES
Energy Performance Contracting Energetické služby se zárukou PROCES přípravy výběrového řízení veřejné zakázky na poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou EPC Prosinec 2012 Praha Více Případová studie veřejné zakázky
Případová studie veřejné zakázky ZOO 5 kontinentů dodatečné práce město Jihlava Oživení o. s., září 2014 Martin Kameník, věcné hodnocení Andrea Kohoutková, test zákonnosti Obsah I. Metodika zpracování Více informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU
Bøezo R Rychlostní silnice informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU doprovodná komunikace most pøes údolí K8 most pøes silnici a potok Stavba Kamenný Dvùr Rudolec Rychlostní silnice R Dopravní význam Více Posílení fiskálního rámce ČR
Posílení fiskálního rámce ČR David PRUŠVIC odbor Finanční politika Národní rozpočtové rámce: Evropská legislativa a zkušenosti z EU 9. října 2014, Praha, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR České republiky, Více ŽÁDOST O PŘEDCHOZÍ STANOVISKO K UZAVŘENÍ KONCESNÍ SMLOUVY PODLE 30 ZÁKONA Č. 139/2006 SB., O KONCESNÍCH SMLOUVÁCH A KONCESNÍM ŘÍZENÍ (KONCESNÍ ZÁKON)
7 VZOR ŽÁDOST O PŘEDCHOZÍ STANOVISKO K UZAVŘENÍ KONCESNÍ SMLOUVY PODLE 30 ZÁKONA Č. 139/2006 SB., O KONCESNÍCH SMLOUVÁCH A KONCESNÍM ŘÍZENÍ (KONCESNÍ ZÁKON) 1 VEŘEJNÝ ZADAVATEL Název, adresa a kontaktní Více Překážky v právním řádu pro realiaci PPP projektů? The Czech PPP Kick-off in Transport Infrastructure 16.4.2015
Překážky v právním řádu pro realiaci PPP projektů? The Czech PPP Kick-off in Transport Infrastructure 16.4.2015 Naše zkušenosti s PPP projekty VLÁDNÍ PROJEKTY D47 - poradenství pro vládu České republiky Více Výměna a oprava výplní otvorů v objektu MPSV
Výměna a oprava výplní otvorů v objektu MPSV Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny b) v popisu předmětu veřejné zakázky c) vzájemného vztahu Více Č.j. 26/ IZD/1
Č.j. 26/2016-910-IZD/1 Prováděcí pokyny k Metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti a ex-post posuzování nákladů a výnosů, projektů železniční infrastruktury, pozemních komunikací a dopravně významných Více IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu
IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu V souladu s ustanovením 29 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, je součástí návrhu státního závěrečného účtu i přehled o stavech Více Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části
Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části 10. zasedání dne 13. 1. 2016 USNESENÍ č. 87/16/ZMČ k veřejné zakázce Dostavba a stavební úpravy ZŠ Zastupitelstvo MČ po projednání I. schvaluje Více 9. České dopravní fórum
Strategické dokumenty resortu a příprava dopravních staveb Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie MD 9. České dopravní fórum Dopravní politika ČR 2014 2020 (2050) Vrcholný strategický dokument Více PŘÍLOHA za období : 12/2015. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) I Č O : NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Hrušovany
Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: 22.02.2016 14h52m53s Strana: 1 PŘÍLOHA za období : 12/2015 I Č O :00261874 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Hrušovany (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Více Základní informace ISEM INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO
Základní informace ISEM INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO 24. 5. 2011 Agenda Cíle Rozsah zpoplatnění Technologie Výnosy a náklady Mýtné sazby Porovnání s okolními státy Cíle Záměr Výkonově Více POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE
POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE Rozpočet a finanční vize měst a krajů 2009 Praha, 24.9.2009 Jan Hanuš Municipality a programy veřejné podpory Komerční banka AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ Více Pojmy. Pro účely této vyhlášky se rozumí
Ministerstvo financí po dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj podle ustanovení 13 odst. 4, po dohodě s Českou národní bankou podle ustanovení 16 odst. 3 a podle ustanovení 24 odst. 5 zákona č.218/2000 Více Finanční zajištění staveb D3 v úseku Mezno - Dolní Dvořiště
Finanční zajištění staveb D3 v úseku Mezno - Dolní Dvořiště Akce v realizaci 3272621003 D3 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec 20 836 tis. Kč (národní prostředky), 178 500 tis. Kč (OPD II), 121 500 tis. Více infrastruktury 6. České dopravní fórum Praha Korporátní a institucionální bankovnictví
Financování dopravní infrastruktury 6. České dopravní fórum 21.9.2011 Praha Korporátní a institucionální bankovnictví Zdroje financování Zdroje od vlastníků či jiných zainteresovaných Kapitál Dluh Nepeněžní Více Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.
Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ... Více Návrh smlouvy o spolupráci při přípravě stavby I/37 Chrudim obchvat, úsek křiž. I/17 - Slatiňany
Předkladatel: Jaroslav Trávníček, místostarosta Zasedání Zastupitelstva města Chrudim, konané dne 13.5.2013 Návrh smlouvy o spolupráci při přípravě stavby I/37 Chrudim obchvat, úsek křiž. I/17 - Slatiňany Více SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 1: Zásada hodnota za peníze a její uplatnění u infrastrukturních investičních projektů Základní přístupy Více Informace k připravované výzvě v IROP. Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. Ing. Petra Juřinová
Informace k připravované výzvě v IROP Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Ing. Petra Juřinová 12. Více ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE
ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název projektu: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství Identifikace Žadatele: Mikroregion Polabí Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Více OP ŽP V KOSTCE aktuální stav administrace a budoucnost
OP ŽP V KOSTCE aktuální stav administrace a budoucnost 3. prosince 2009 Leo Steiner náměstek ředitele Státní fond životního prostředí ČR Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí Více P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona vyplnění se nepředpokládá A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona Popis účetních metod stanovených účetní jednotkou ve vnitroorganizačních Více PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání
PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 345 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů - 2 - ZÁKON Více Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013
Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční Více Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu
Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu 1. Identifikace výzvy Číslo kola výzvy: 01 kontinuální Celková částka Více PFO. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024. aktualizace 2015 VODOVODY A KANALIZACE
VODOVODY A KANALIZACE PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024 PFO aktualizace 2015 Zpracovatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč Kubišova 1172, 674 Více Financování projektů bioplynových stanic
Financování projektů bioplynových stanic Komerční banka Energetické využití biomasy Ráztoka 18. - 19.5.2011 Petr Laník Head of Segment & Product Management Corporate Agenda Jasný procesní postup pro posuzování Více Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 75126001 Název: NOVOPACKO Sídlo: Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) účetní metoda se nemění A.2. Informace podle 7 odst. Více V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY
1,52 milionu bytů V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY za 680 miliard korun Státní fond rozvoje bydlení Ministerstvo pro místní rozvoj JESSICA 2013 Nový start pro české bydlení! BYTOVÝ FOND ČR KDE JSME VÝCHOZÍ Více Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu
PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů Více METODICKÝ POKYN PRO ZPŮSOBILÉ VÝDAJE A VÍCENÁKLADY
REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO METODICKÝ POKYN PRO ZPŮSOBILÉ VÝDAJE A VÍCENÁKLADY verze 1.00 účinnost: 1. 7. 2007 1. Definice Způsobilými výdaji Regionálního operačního programu regionu Více Chodníky podél S III/15523 k.ú. Vidov - 1. část - V. a VI. etapa
Název zakázky Chodníky podél S III/15523 k.ú. Vidov - 1. část - V. a VI. etapa Zadavatel zakázky: Adresa: Vidov 51, 370 07 Č. Budějovice 1/6 1. Vyhlášení zadávacího řízení Tato zakázka nespadá pod režim Více Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení PRIORITNÍ OSA 1
Příloha č. 3 k č. j.: 1889/M/10, 36724/ENV/10 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní Více PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00254096 Název: Obec Mnichov A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2. Více KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH
KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole) Více Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

References: zákona č. 137
 zákona č. 137
 zákona č. 137
 ZÁKONA Č. 139
 ZÁKONA Č. 139
 zákona č. 218
 zákona č.218
 zákona č. 320