Source: https://es.scribd.com/doc/49808979/JUSTIFICACION-TECNICO-LEGAL
Timestamp: 2015-11-26 00:20:28+00:00

Document:
P. 1JUSTIFICACION TECNICO LEGALJUSTIFICACION TECNICO LEGAL|Views: 667|Likes: 6Publicado porvladyflores529More info:Published by: vladyflores529 on Mar 01, 2011Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Agregar a la colecciónSee moreSee lesshttps://es.scribd.com/doc/49808979/JUSTIFICACION-TECNICO-LEGAL08/15/2013pdftextoriginalI.JUSTIFICACION TECNICO LEGAL:
Contrato de Ejecución de Obra N° 0710-2010-GRJ/UEIM, suscrito el 18 de Agosto del 2010 entre el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Corazón de Jesús., bajo la Modalidad a “Suma Alzada” para la ejecución de la obra: “Mejoramiento de la Institución Educativa Integrada Sagrado Corazón de Jesús de Concepción, Departamento de Junín.
A pesar que a la fecha se a cumplido con los plazos establecidos en la resolución ejecutiva regional Nº 287-2009-GRJUNIN/PR, la entidad no cumple con emitir la resolución
correspondiente generando de esta manera un retraso a la obra, la misma que trae como consecuencia una ampliación de plazo parcial “abierta”.
A la fecha la institución no a cumplido con el pago de las valorizaciones correspondientes al mes de diciembre – enero, motivo por el cual de acuerdo al articulo Nº226 del reglamento del TUO D.S. Nº 083-2004-PCM (articulo 197ª del Reglamento del D. Leg Nº 1017), el planteamiento del contratista ante una situación de demora en el pago de valorización, el contratista puede solicitar reducir el ritmo o paralizar, también puede solicitar la resolución del contrato.
Reiteramos que mediante acto resolutivo se apruebe el adicional y deductivo así como el cambio de la ubicación de los módulos hasta el momento no cuentan con la resolución
3.II.L.S. aprobado mediante D. El Art.
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. aprobado con D. 41º de la ley de contrataciones del estado señala textualmente “…… El contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por atrasos y/o paralizaciones ajenas a su voluntad.
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.-
CAUSALES DE AMPLIACIÓN DE PLAZO. Las causales de Ampliación de Plazo están contempladas en el Art. debidamente comprobado y que modifiquen el cronograma actual. De conformidad con el artículo 41° de la Ley. 184-2008-EF. 2. 40º de la presente norma”. siempre que
modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente: 1. Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad. Las discrepancias respecto de la procedencia de la ampliación de plazo se resuelven de conformidad con lo establecido en el inciso b) del art. 200º del reglamento de la ley de contrataciones del estado. que señala textualmente “ARTÍCULO Nº200. Nº 1017. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada. el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales.
Cuando se aprueba la prestación adicional de obra.”.En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual.JUNÍN/PR..
.”. por intermedio de su residente. En este caso.” Directiva Nº 004-2009-GR-JUNIN “Normas y procedimientos para la ejecución de obras publicas por ejecución presupuestaria indirecta del Gobierno Regional Junín”. Concordancia: LCE: Artículo 41º….” “…. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado. “…. el contratista.. desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal..
El Art 201º.Procedimiento de ampliación de plazo. del reglamento señala. la solicitud se afectara antes del vencimiento del mismo…. fura del cual no se admitirá las solicitudes de ampliación de plazo…. deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo... según corresponda. aprobado mediante
resolución ejecutiva regional Nº 287-2009-GR.4.. siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra…. el contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado.. el contratista o su representante legal solicitará. “Para que proceda una ampliación de plazo……. cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor.Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de ejecución de obra.
 Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad. las consecuencias de estas no permiten el normal desarrollo de la obra”. solicita a la inspección. En el cuaderno de obra se pueden observar las diferentes anotaciones. tramitar la ampliación de plazo parcial Nº1...3. el contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado. tanto por el residente como por el supervisor. En este caso.La Directiva Nº 004-2009-GR-JUNIN.  Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. y no es posible cumplir con el cronograma del expediente.
.  Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado. son causales de ampliación de plazo. por lo que mi representado en salvaguarda de una correcta ejecución de la obra.
004-2009-GR-JUNIN
“…. por lo tanto.”. considera la ampliación de Plazo en el ítem 4.
La Supervisión de obra tiene conocimiento de los atrasos en el cumplimiento de pago de las valorizaciones y que eso a afectado el rendimiento del personal de la obra.9 y textualmente indica “El plazo pactado solo podrá ser prorrogado cuando justifique
documentadamente las causales y estas modifiquen la ruta critica del calendario de avance de obra y PERT-CPM.Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad. Concordancia: LCE: Artículo 41º……. hasta que se tenga las condiciones adecuadas para el cumplimiento del cronograma del expediente. las causales son. se requiere tomar las acciones necesarias para su solución.
. tanto por el Residente de Obra como por el supervisor de obra.hace de co0nocimiento la APROBACION de las consultas realizadas al PROYECTISTA. tal como consta en las anotaciones siguientes:
Asiento N° 074 del Contratista de fecha 06 de Diciembre 2010.
CARTA N° 001-2011 CSCJ-SUPERVISION de fecha 08 de Enero del 2011.
ASIENTOS DE OBRA Y CARTAS A LA ENTIDAD
Las causales de Ampliación de plazo fueron registradas en el Cuaderno de Obra. se adjunta copia.
Asiento Nº 109 del contratista de fecha 18 de Enero del 2011 en la que se solicita el presupuesto adicional Nº 02 se adjuntan copias. en la que se solicita al Proyectista la aprobación de Modificaciones del proyecto.
.días calendarios. (CONSIDERANDO DESDE EL . por la causal invocada. teniendo en cuenta que la causal no tiene fecha prevista de conclusión.
RECOMENDACIONES Para las consideraciones expuestas re recomienda. es por ----.
CONCLUSIONES Se ha llegado a las siguientes conclusiones:
PERIODO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO
El periodo de la primera ampliación de plazo parcial Nº 01.IV.  Aprobar la ampliación de plazo parcial Nº01. por la misma causal
CANTIDAD EN DESCRIPCIÓN DÍAS CALENDARIO
TOTAL DE DÍAS DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL Nº 01. que
La siguiente ampliación de plazo parcial. HASTA EL INCLUIDO)
.  El periodo de la AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL Nº 01. es de --días calendarios. Aprobar mediante resolución el adicional de obra Nº 02 y el deductivo vinculante Nº02.  La siguiente ampliación de plazo parcial se computará a partir del --hasta la culminación. hasta el. cuya cuantificación abarca desde el.
Más de este usuarioCaperucita Roja de Perraultvladyflores529Caperucita Roja de PerraultUna Palabravladyflores529Una PalabraCaso Abigailvladyflores529Caso AbigailMedidor de Aguavladyflores529Medidor de AguaFlorvladyflores529FlorConsultas Del Día 11-5-15vladyflores529Consultas Del Día 11-5-15Una Palabravladyflores529Una PalabraEvaluación I Excel Intermediovladyflores529Evaluación I Excel IntermedioHOJA 3vladyflores529HOJA 3HOJA 4vladyflores529HOJA 4Hoja 02 Voladura Tunelvladyflores529Hoja 02 Voladura TunelDiseño de Pav. Rigido Aashto 93vladyflores529Diseño de Pav. Rigido Aashto 93Batman Descriptionvladyflores529Batman Descriptionntp_719 (1)vladyflores529ntp_719 (1)Metrado Base - Dique 1 y 2 - Final - Con APUvladyflores529Metrado Base - Dique 1 y 2 - Final - Con APU1 INGLÉS Ivladyflores5291 INGLÉS IValor Referencial Semaforizacionvladyflores529Valor Referencial Semaforizacion2 Dotacion Desague Pluvial -Sta Rosavladyflores5292 Dotacion Desague Pluvial -Sta Rosa1 Metrados - Coopvladyflores5291 Metrados - CoopPeritaje Fichaa Tecnica - Modelovladyflores529Peritaje Fichaa Tecnica - ModeloDesagregado Preciosvladyflores529Desagregado PreciosRELACION INSUMOS COTIZACION 2014vladyflores529RELACION INSUMOS COTIZACION 2014Poa Samu Junin Mejoradovladyflores529Poa Samu Junin Mejoradoexamen 2vladyflores529examen 2roffvladyflores529roff
RecomendadoAmplaicion de Plazo de Obra_modelomanuelqsInforme Tecnico de Ampliacion de Plazo de La SupervisionLuis OrihuelaLaudo Ampliacion de PlazoJorge CoaquiraAMPLIACION DE PLAZOrebiesInforme de Ampliacion de Plazoalexander94302 - Semana 03 - Ley de Contrataciones Del EstadoEder Macavilca VillaSustento de Ampliacion de Plazo 03 Adicional 03 Deductivo 04percydelacruzInforme Tecnico01-Ampiacion de Plazoingenrieo marcoSolicitud Ampliacion de Plazo San Ramonjose_quispe03 Cuaderno Obra Resid Superv Presup [Modo de adcl2010Anterior|PróximoPage 1 of 3Similar to JUSTIFICACION TECNICO LEGALAmplaicion de Plazo de Obra_modelomanuelqsAmplaicion de Plazo de Obra_modeloInforme Tecnico de Ampliacion de Plazo de La SupervisionLuis OrihuelaInforme Tecnico de Ampliacion de Plazo de La SupervisionLaudo Ampliacion de PlazoJorge CoaquiraLaudo Ampliacion de PlazoAMPLIACION DE PLAZOrebiesAMPLIACION DE PLAZOInforme de Ampliacion de Plazoalexander943Informe de Ampliacion de Plazo02 - Semana 03 - Ley de Contrataciones Del EstadoEder Macavilca Villa02 - Semana 03 - Ley de Contrataciones Del EstadoSustento de Ampliacion de Plazo 03 Adicional 03 Deductivo 04percydelacruzSustento de Ampliacion de Plazo 03 Adicional 03 Deductivo 04Informe Tecnico01-Ampiacion de Plazoingenrieo marcoInforme Tecnico01-Ampiacion de PlazoSolicitud Ampliacion de Plazo San Ramonjose_quispeSolicitud Ampliacion de Plazo San Ramon03 Cuaderno Obra Resid Superv Presup [Modo de adcl201003 Cuaderno Obra Resid Superv Presup [Modo de ad

References: resolución 
 resolución

 resolución 
 resolución

 artículo 41
 Artículo 41

resolución 
 Artículo 41
 resolución