Source: https://es.scribd.com/document/92024650/Adicionales-de-Obra-Solicitar
Timestamp: 2016-08-30 01:42:50+00:00

Document:
BrowseUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicWelcome to Scribd! Start your free trial and access books, documents and more.Find out moreOBRASDIPLOMADO-UPAO
SOLICITUD DE DE ADICIONAL DE OBRA (Significado): Adicional adj. Que se añade a una cosa: recibe una paga adicional por un trabajo que hace por las tardes; si compras por correo tendrás un recargo adicional de tres euros por gastos de envío Se puede definir ADICIONAL DE OBRA.- Prestación no considerada en el expediente técnico, ni en el contrato, cuya realización resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal. Entendiéndose que dicha prestación corresponde a obras complementarias y/o mayores metrados, necesarios para alcanzar la finalidad del contrato. Las obras complementarias y/o mayores metrados que no cumplan las condiciones antes citadas, necesariamente deberán ser de materia de nuevos contratos, cumpliéndose para ello con los requisitos y procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, leyes presupuestales y demás normas complementarias; incurriendo en responsabilidad quien disponga o autorice su ejecución de otro modo.
SEGÚN DECRETO SUPREMO Nº 184-2008-EF TÍTULO III - EJECUCIÓN CONTRACTUAL CAPÍTULO VII - OBRAS Artículo 183º.- Requisitos adicionales para la suscripción del Contrato de Obra Para la suscripción del contrato de ejecución de obra, adicionalmente a lo previsto en el artículo 141º, el postor ganador deberá cumplir los siguientes requisitos: 1. Presentar la constancia de Capacidad Libre de Contratación expedida por el RNP. 2. Designar al residente de la obra, cuando no haya formado parte de la propuesta técnica. 3. Entregar el Calendario de Avance de Obra Valorizado elaborado en concordancia con el cronograma de desembolsos económicos establecido, con el plazo de ejecución del contrato y sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM), el cual deberá considerar la estacionalidad climática propia del área donde se ejecute la obra, cuando corresponda. 4. Entregar el calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el Calendario de Avance de Obra Valorizado.
Asimismo. cuya no ejecución pueda afectar el ambiente o poner en peligro a la población. ya sea por el contratista o el supervisor. debe incluirse la utilidad del presupuesto ofertado y el Impuesto General a las Ventas correspondiente.. En los contratos de obra a precios unitarios. la cual deberá realizarse con treinta (30) días de anticipación a la ejecución. los trabajadores o a la integridad de la misma obra. restándole los presupuestos deductivos vinculados. los presupuestos adicionales de obra serán formulados con los precios del presupuesto referencial ajustados por el factor de relación y/o los precios pactados. La demora de
ING. sean iguales o no superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato original. el cual deberá remitirlo a la Entidad en un plazo de diez (10) días.Obras adicionales menores al quince por ciento (15%) Sólo procederá la ejecución de obras adicionales cuando previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestario y la resolución del Titular de la Entidad y en los casos en que sus montos. la autorización previa de la Entidad podrá realizarse mediante comunicación escrita a fin de que el inspector o supervisor pueda autorizar la ejecución de tales obras adicionales. Excepcionalmente. debe incluirse la utilidad del valor referencial multiplicado por el factor de relación y el Impuesto General a las Ventas correspondiente. sin perjuicio de la verificación que realizará la Entidad previo a la emisión de la resolución correspondiente. Asimismo. En los contratos de obra a suma alzada. WILBER HURTADO TORRES
. en el caso de obras sujeto al sistema de suma alzada. el contratista deberá presentar al supervisor o inspector el presupuesto adicional de obra. La necesidad de tramitar y aprobar una prestación adicional de obra se inicia con la correspondiente anotación en el cuaderno de obra. sin la cual no podrá efectuarse pago alguno. Entregar el desagregado por partidas que dio origen a su propuesta. TENER EN CUENTA LO SIGUIENTE Artículo 207º. con los gastos generales fijos y variables del valor referencial multiplicado por el factor de relación. La Entidad cuenta con diez (10) días para emitir la resolución aprobatoria.OBRAS
5. los presupuestos adicionales de obra serán formulados con los precios del contrato y/o precios pactados y los gastos generales fijos y variables propios del adicional para lo cual deberá realizarse el análisis correspondiente teniendo como base o referencia los análisis de los gastos generales del presupuesto original contratado. en el caso de obras adicionales que por su carácter de emergencia. Dentro de los diez (10) días siguientes de la anotación en el cuaderno de obra.
sin que medie pronunciamiento de la Contraloría General de la República. la Entidad está autorizada para disponer la ejecución y/o pago de prestaciones adicionales de obra por los montos que hubiere solicitado. restándole los presupuestos deductivos vinculados. el contratista estará obligado a ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento. sin perjuicio del control posterior. la autorización expresa de la Contraloría General de la República. requieren previamente. Transcurrido este plazo. a más tardar al quinto día hábil contado desde que se inició el plazo a que se refiere el párrafo precedente. El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza mediante valorizaciones adicionales. En estos casos el plazo se interrumpe y se reinicia al día siguiente de la fecha de presentación de la documentación complementaria por parte de la Entidad a la Contraloría General de la República. para su ejecución y pago. en una sola oportunidad. Cuando se apruebe la prestación adicional de obras. bajo responsabilidad. El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza mediante valorizaciones adicionales.OBRAS
la Entidad en emitir la resolución en los plazos señalados que autorice las prestaciones adicionales de obra podrá ser causal de ampliación de plazo. la Contraloría General de la República hará conocer a la Entidad este requerimiento. para emitir su pronunciamiento.
ING. superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato original. más el término de la distancia. WILBER HURTADO TORRES
. Artículo 208º – Prestaciones adicionales de obras mayores al quince por ciento (15%) Las prestaciones adicionales de obras cuyos montos. La Contraloría General de la República contará con un plazo máximo de quince (15) días hábiles. el cual deberá ser motivado en todos los casos. El referido plazo se computará a partir del día siguiente que la Entidad presenta la documentación sustentatoria correspondiente. La Entidad cuenta con cinco (5) días hábiles para cumplir con el requerimiento. luego de ser aprobadas por el Titular de la Entidad. De requerirse información complementaria. En el caso de adicionales con carácter de emergencia la autorización de la Contraloría General de la República se emitirá previa al pago. Cuando se apruebe la prestación adicional de obras. el contratista estará obligado a ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento.
Asimismo. debe incluirse la utilidad del valor referencial multiplicado por el factor de relación y el Impuesto General a las Ventas correspondiente. 4.Los presupuestos adicionales de obra serán formulados en forma independiente. La valoración económica. se realiza según el sistema de contratación: • Contratos de obra bajo el sistema de precios unitarios. debe incluirse la utilidad del presupuesto ofertado y el Impuesto General a las Ventas correspondiente. debiéndose convocar a un nuevo proceso por el saldo de obra por ejecutar. En caso que superen este límite se procederá a la resolución del contrato. Forma de cálculo de la incidencia acumulada del presupuesto adicional de obra respecto al contrato original
ING. SEGÚN
Directiva "Control Previo Externo de las Prestaciones Adicionales de Obra" ANEXO . WILBER HURTADO TORRES
.RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 196-2010-CG (La Resolución de la referencia se publicó en la edición del 23 de julio de 2010) DIRECTIVA N° 002-2010-CG/OEA CONTROL PREVIO EXTERNO DE LAS PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA
3. acorde al sistema de contratación de cada uno de los componentes..-Los presupuestos adicionales de obra serán formulados con los precios del presupuesto referencia I ajustados por el factor de relación y/o los precios pactados. con los gastos generales fijos y variables del valor referencial multiplicado por el factor de relación. • Contratos de obra bajo el esquema mixto de suma alzada y precios unitarios. sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder al proyectista.-Los presupuestos adicionales de obra serán formulados con los precios unitarios del contrato y/o precios pactados y los gastos generales fijos y variables propios del adicional para lo cual deberá realizarse el análisis correspondiente ' teniendo como base o referencia los análisis de los gastos generales del presupuesto original contratado. no siendo aplicable el último párrafo del artículo 209º.OBRAS
Las prestaciones adicionales de obra no podrán superar el cincuenta por ciento (50%) del monto del contrato original. Formulación del presupuesto adicional de obra Los presupuestos adicionales de obra deberán formularse independientemente de los presupuestos deductivos y presupuestos deductivos vinculados que apruebe la entidad para la misma ejecución de obra. • Contratos de obra bajo él sistema a suma alzada. Asimismo.
incluso aquellos con carácter de emergencia. tales como los recursos públicos destinados al pago de los presupuestos adicionales de obra. las acciones de cautela previa.Ley N° 28716 y la presente directiva. dicho resultado será dividido entre el monto del contrato original y multiplicado por 100. PDV = Presupuestos deductivos vinculados: incluye los presupuestos deductivos vinculados aprobados previamente y el que se encuentra en trámite. en lo aplicable. y el presupuesto adicional en trámite.Ley N° 27785.OBRAS
Para calcular el porcentaje de incidencia acumulada de un presupuesto adicional de obra respecto al monto del contrato original. de acuerdo a los artículos 6° y 7° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contratarla General de la República . respecto del contrato original. de ser el caso. 6. simultánea y de verificación posterior con la finalidad que la gestión de sus recursos. b) Deficiencias en el expediente técnico de la obra. independientemente de su monto y necesidad de autorización previa y expresa de la CGR. bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente. Control interno a cargo de la entidad Corresponde a las entidades ejecutoras de obra. se sumarán algebraicamente los montos de todos los presupuestos adicionales de obra y presupuestos deductivos vinculados. considerará. de acuerdo a la siguiente fórmula: i=n i=1 MC l% = Porcentaje de incidencia acumulada de un presupuesto adicional. los criterios establecidos en la Ley de Control Interno de las Entidades del Estado . MC = Monto del contrato original. 5. Para tal fin. WILBER HURTADO TORRES
. Causales de procedencia de prestaciones adicionales de obra Las prestaciones adicionales de obra se originan sólo en los casos derivados de: a) Situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato. 7. PA = Presupuestos adicionales de obra: incluye los presupuestos adicionales de obra aprobados previamente. Control posterior a cargo del Sistema Nacional de Control i=n i=1
se verificaré si la entidad. el control posterior se orienta a evaluar la gestión.1 En la ejecución de obras en las que se generan prestaciones adicionales. captación y uso de los recursos públicos en los aspectos administrativo.2 Prestación adicional de obra que considera presupuestos deductivos vinculantes En el caso de una prestación adicional que considera presupuestos deductivos vinculados a éste. detallado con sus respectivas planillas de metrados. además de lo requerido en el numeral precedente. deberá acompañarse los siguientes documentos: a) Resolución aprobatoria del (de los) presupuesto(s) deductivo(s) respectivo(s). según sea el caso. d) Informe técnico emitido por el inspector o supervisor de obra. antes de efectuar la liquidación del contrato correspondiente.OBRAS
7. De la documentación adjunta a la solicitud de autorización previa de prestaciones adicionales de obra Para considerar que la solicitud de autorización previa de prestaciones adicionales de obra cuenta con la documentación completa. materia del(de los) presupuesto(s) deductivo(s). 11. técnico y financiero. como responsable del control interno institucional. deberá acompañarse la siguiente documentación: 11. consideró los alcances de la autorización emitida en su oportunidad por la CGR. Abril del 2012
ING. c) Copia de los folios del cuaderno de obra donde se evidencie el origen y ocurrencia de las obras sustituidas. y el funcionario competente de la entidad incidiendo en la sustentación del origen de cada una de las partidas o ítems que conforman el(los) presupuesto(s) deductivo(s). WILBER HURTADO TORRES
.2 En relación a los pagos que se efectúen derivados del presupuesto adicional de obra. 7. b) Presupuesto(s) deductivo(s) correspondiente(s).
Tesis Agua Potable y Alcantarillado (Bchr Wilber y Liliana)Calzaduras para edificacionesMetodo de Calzaduras
Adicionales de Obra Solicitar by Wilber Hurtado Torres2,1K viewsEmbedDownloadRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as DOC, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less
RelatedAdicional de Obraby Cesar MartinezAdicional de Obraby Junior Vivar Roque2.2 Presupuestos Deductivos y Adicionales xby Alexander PalmaINFORME N° 01by api-3711652Informe Técnico de Adicionales y Deductivos de Obraby Arnaldo Lener Benites CamposAmplaicion de Plazo de Obra_modeloby manuelqsSustento de Ampliacion de Plazo 03 Adicional 03 Deductivo 04by percydelacruzINFORME Nº 043- APROBACION DE DEDUCTIVO DE OBRA Nº 01by Oscar LicotaInforme Tecnico de Ampliacion de Plazo de La Supervisionby Luis OrihuelaINFORME DE AMPLIACION DE PLAZO Nº 02by CESARTSInforme Tecnico Deductivo de Obra N° 01 - PAMPASby Salomon Villafuerte ParedesInforme Tecnico01-Ampiacion de Plazoby ingenrieo marcoActa de Pactacion de Preciosby marcocordovaModelo de Cuaderno de Obraby Carlos RoblesInforme Final Deductivo Adicionalby Jhon R. Carrasco80028630 Solicitud Ampliacion de Plazo San Ramonby Salinas FrankAMPLIACION DE PLAZOby rebiesCALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES CASCANGAby alexmayllesaraviaFormato Liquidacion obras por contrataby Rene Colque OAdelanto Directoby Jordan Antony CornejoValorizaciones ICG-2008by Sandro Barreto PomaJUSTIFICACION TECNICO LEGALby vladyflores529Laudo Ampliacion de Plazoby Jorge CoaquiraValorizaciones y Liquidaciones de Obra Con Herramientas de Excel[1]by Jose CabanillasMedelo de Expediente Adicional y Deductivoby Rubenn ZapanaCatalogo Nicoll Aguaby Francisco AmorettiEspecificaciones Tecnicas en Voladuraby Romel Huaña Ramos2 Memoria Descriptivaby Nessi Lipe HerediaSimilar to Adicionales de Obra SolicitarAdicional de ObraAdicional de Obra2.2 Presupuestos Deductivos y Adicionales xINFORME N° 01Informe Técnico de Adicionales y Deductivos de ObraAmplaicion de Plazo de Obra_modeloSustento de Ampliacion de Plazo 03 Adicional 03 Deductivo 04INFORME Nº 043- APROBACION DE DEDUCTIVO DE OBRA Nº 01Informe Tecnico de Ampliacion de Plazo de La SupervisionINFORME DE AMPLIACION DE PLAZO Nº 02Informe Tecnico Deductivo de Obra N° 01 - PAMPASInforme Tecnico01-Ampiacion de PlazoActa de Pactacion de PreciosModelo de Cuaderno de ObraInforme Final Deductivo Adicional80028630 Solicitud Ampliacion de Plazo San RamonAMPLIACION DE PLAZOCALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES CASCANGAFormato Liquidacion obras por contrataAdelanto DirectoValorizaciones ICG-2008JUSTIFICACION TECNICO LEGALLaudo Ampliacion de PlazoValorizaciones y Liquidaciones de Obra Con Herramientas de Excel[1]Medelo de Expediente Adicional y DeductivoCatalogo Nicoll AguaEspecificaciones Tecnicas en Voladura2 Memoria Descriptiva3.-Manual de Indices UnificadosCalendario Acelerado e Intervencion Economica - Administracion Contractual de Una Obra

References: Artículo 183
 artículo 141
 resolución 
 resolución 
 Artículo 207
 resolución 
 resolución 
 Artículo 208
 resolución 
 Resolución 
 artículo 209
 Resolución