Source: https://www.scribd.com/presentation/218901304/Diapos-de-Ley-de-Contrataciones
Timestamp: 2018-09-23 05:39:13+00:00

Document:
Uploaded by Robert Willian Alatrista Mamani
Contrato de Ofertas
OBSERVACIONES LICITACIONES
Contrato Abastecedora de Carnes-mod19!4!17
Libro1_parte1_cap9 Extincion de Los Contratos
Matematica Pie de Pagina
NS-06_Seguridad_Industrial.pdf
Actos y Condicion Inseguras
Base Amc 0042015ii Servio Alquiler Camioneta_20151020_162507_346
RESUMEN EJECUTIVO AMC 004_20151016_152917_081 (1)
Humedad Nat 20
Propuesta Tecnica Tolapalca
calculo volquete 15m3
Samsung Galaxy S3 Trucos
1.Estructura de Division de Trabajo (Edt)
tripodi camiper
3.- Graficos de Control de Proyectos.
- Clases de Adelantos Las Bases podrán establecer adelantos directos al contratista, los que en ningún caso excederán en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original. Artículo 172.- Entrega de Adelantos La entrega de adelantos se hará en la oportunidad establecida en las Bases. En el supuesto que no se entregue el adelanto en dicha oportunidad, el contratista tiene derecho a solicitar prórroga del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, siempre que ésta afecte realmente el plazo indicado. Artículo 173.- Amortización de los Adelantos La amortización de los adelantos se hará mediante descuentos proporcionales en cada uno de los pagos parciales que se efectúen al contratista por la ejecución de la o las prestaciones a su cargo. Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización parcial de los adelantos se tomará en cuenta al momento de efectuar el siguiente pago que le corresponda al contratista o al momento de la conformidad de la recepción de la prestación . Artículo 174.- Adicionales y Reducciones
Para alcanzar la finalidad del contrato y mediante resolución previa, el Titular de la Entidad podrá disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, para lo cual deberá contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determinará sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o servicio y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determinará por acuerdo entre las partes. Igualmente, podrá disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original. En caso de adicionales o reducciones, el contratista aumentará o reducirá de forma proporcional las garantías que hubiere otorgado, respectivamente. Artículo 175.- Ampliación del plazo contractual Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: *Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado. Por atrasos o paralizaciones no imputables al contratista. *Por atrasos o paralizaciones en el
El contratista deberá solicitar la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles de aprobado el adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización. La Entidad resolverá sobre dicha solicitud en el plazo de diez (10) días hábiles, computado desde su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tendrá por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad ampliará el plazo de los contratos directamente vinculados al contrato principal. Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de servicios darán lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados. Cualquier controversia relacionada con la ampliación del plazo por parte de la Entidad podrá ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los quincedías hábiles posteriores a la comunicación de esta decisión.
Constancia de prestación Otorgada la conformidad de la prestación. en los plazos previstos para cada caso. Artículo 178. de no hacerlo. de oficio o a pedido de parte.. sin perjuicio de lo que se disponga en las normas de organización interna de la Entidad. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendarios. Si pese al plazo otorgado. aplicándose las penalidades que correspondan. como mínimo. De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva. La recepción conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. en cuyo caso la Entidad no efectuará la recepción. del órgano establecido en las Bases. La Entidad deberá pronunciarse respecto de dicha liquidación y notificar su pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes de recibida. debiendo considerarse como no ejecutada la prestación. Sólo se podrá diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubieran penalidades. el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación. dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación. . la calidad..Efectos de la conformidad Luego de haberse dado la conformidad a la prestación se genera el derecho al pago del contratista. indicándose claramente el sentido de éstas. Artículo 177. debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. la conformidad puede consignarse en dicho documento. hasta que éstas sean canceladas. la Entidad podrá resolver el contrato. derivadas de Adjudicaciones de Menor Cuantía distintas a las de consultoría y ejecución de obras.CAPITULO V CULmINACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Artículo 176. quien deberá verificar.Recepción y conformidad La recepción y conformidad es responsabilidad del órgano de administración o. dependiendo de la naturaleza de la prestación. Toda reclamación o controversia derivada del contrato inclusive por defectos o vicios ocultos se resolverá mediante conciliación y/o arbitraje. el órgano de administración o el funcionario designado expresamente por la Entidad es el único autorizado para otorgar al contratista. la identificación del objeto del contrato.Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra El contratista presentará a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación. el monto correspondiente y las penalidades en que hubiera incurrido el contratista. Tratándose de órdenes de compra o de servicio. se tendrá por aprobada la liquidación presentada por el contratista. La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria. una constancia que deberá precisar. en función a la complejidad del bien o servicio. Artículo 179. cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales. sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan Este procedimiento no será aplicable cuando los bienes y/o servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas. Efectuado el pago culmina el contrato y se cierra el expediente de contratación respectivo. en su caso.
el postor ganador deberá cumplir los siguientes requisitos: Presentar la constancia de Capacidad Libre de Contratación expedida por el RNP.. la Entidad podrá contratar complementariamente bienes y servicios con el mismo contratista. deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos recibidos.. En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio. hasta por un máximo del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original. siempre que estén fijados en las Bases y que el contratista los solicite presentando la documentación que justifique el pago y acredite la existencia de los bienes o la prestación de los servicios. Designar al residente de la obra.Contrataciones Complementarias Dentro de los tres (3) meses posteriores a la culminación del contrato. Artículo 184. cuando no haya formado parte de la propuesta técnica. el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48° de la Ley.Requisitos adicionales para la suscripción del Contrato de Obra Para la suscripción del contrato de ejecución de obra.CAPÍTULO VI EL PAGO Artículo 180. La Entidad podrá realizar pagos periódicos al contratista por el valor de los bienes y servicios contratados en cumplimiento del objeto del contrato.Oportunidad del pago Todos los pagos que la Entidad deba realizar a favor del contratista por concepto de los bienes o servicios objeto del contrato.. en el caso de obras sujeto al sistema de suma alzada. con el plazo de ejecución del contrato y sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM). cuando corresponda. Entregar el desagregado por partidas que dio origen a su propuesta. por única vez y en tanto culmine el proceso de selección convocado. el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio. Artículo 181. Los montos entregados tendrán el carácter de pagos a cuenta. Las Bases podrán especificar otras formas de acreditación de la obligación. el pago del precio sea condición para la entrega de los bienes o la realización del servicio. adicionalmente a lo previsto en el artículo 141°. Entregar el Calendario de Avance de Obra Valorizado elaborado en concordancia con el cronograma de desembolsos económicos establecido. por razones de mercado. contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse Artículo 182. el cual deberá considerar la estacionalidad climática propia del área donde se ejecute la obra. Entregar el calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra.Plazos para los pagos La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la oportunidad establecida en las Bases o en el contrato. Para tal efecto. el responsable de dar la conformidad de recepción de los bienes o servicios. salvo que. en concordancia con el Calendario de Avance de Obra Valorizado.Inicio del plazo de Ejecución de Obra El inicio del plazo de ejecución de obra . se efectuarán después de ejecutada la respectiva prestación. En caso de retraso en el pago. siempre que se trate del mismo bien o servicio y que el contratista preserve las condiciones que dieron lugar a la adquisición o contratación CAPÍTULO VII OBRAS Artículo 183.
en función de la naturaleza de la obra. el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra. Las Bases pueden establecer calificaciones y experiencias adicionales que deberá cumplir el residente. Por su sola designación.Residente de Obra En toda obra se contará de modo permanente y directo con un profesional colegiado. de acuerdo con las Bases. previa conformidad de la Entidad. Asimismo.Entrega del Adelanto Directo En el caso que en las Bases se haya establecido el otorgamiento de este adelanto. hubiera asumido como obligación. Transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se considerará aprobada la sustitución. según corresponda. El reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado.comienza a regir desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones: Que se designe al inspector o al supervisor. no estando facultado a pactar modificaciones al contrato. deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que. como residente de la obra. Que se haya entregado el adelanto directo al contratista. el cual podrá ser ingeniero o arquitecto. Artículo 186. Para materiales o insumos a utilizarse en el objeto del contrato. La sustitución del residente sólo procederá previa autorización escrita del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello. Vencido el plazo indicado. el contratista tendrá derecho al resarcimiento de daños y perjuicios debidamente acreditados. hasta por un monto equivalente al cinco por diez mil (5/10000) del monto del contrato por día y hasta por un tope de setenta y cinco por diez mil (75/10000). habilitado y especializado designado por el contratista. los que en ningún caso excederán en conjunto del veinte por ciento (20%) del monto del contrato original. los que en conjunto no deberán superar el cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original Artículo 187. el contratista podrá además solicitar la resolución del contrato por incumplimiento de la Entidad Artículo 185.. en las condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 187°.. en los quince (15) días siguientes al vencimiento del plazo previsto anteriormente. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo. el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones. Las condiciones a que se refieren los literales precedentes.. el contratista dentro de los ocho (8) días contados a partir del día .Clases de Adelantos en Obras Las Bases podrán establecer los siguientes adelantos: Directos al contratista. según corresponda a la naturaleza de los trabajos. con no menos de dos (2) años de ejercicio profesional. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo. si la Entidad no cumple con lo dispuesto en los incisos precedentes por causas imputables a ésta.
Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización de los adelantos se tomará en cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al contratista y/o en la liquidación.. La amortización del adelanto para materiales e insumos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias. Los gastos que genere la inspección no deben superar el cinco por ciento (5%) del valor referencial de la obra o del monto vigente del contrato de obra.Amortización de Adelantos La amortización del adelanto directo se hará mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones de obra. con excepción de los casos señalados en los párrafos siguientes. debiendo la Entidad entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada documentación. Artículo 188. y siempre que se haya dado inicio al plazo de ejecución contractual. ampliatorias y complementarias. El inspector o supervisor. Artículo 191. se considerará que la condición establecida en el inciso 5) del artículo 184° se dará por cumplida con la entrega del primer desembolso. según corresponda. No procederá el otorgamiento del adelanto de materiales o insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos. funcionario o servidor de la Entidad..Entrega del Adelanto para materiales e Insumos Las solicitudes de otorgamiento de adelantos para materiales o insumos deberán ser realizadas con la anticipación debida. Para el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias.Inspector o Supervisor de Obras Toda obra contará de modo permanente y directo con un inspector o con un supervisor.Costo de la supervisión o inspección El costo de la supervisión no excederá del diez por ciento (10%) del valor referencial de la obra o del monto vigente del contrato de obra. en concordancia con el calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el contratista. Será obligatorio contratar un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo. Cuando en los casos distintos a los de . el que resulte mayor. El inspector será un profesional. mientras que el supervisor será una persona natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin. adjuntando a su solicitud la garantía y el comprobante de pago correspondientes. ésta designará a una persona natural como supervisor permanente en la obra. ampliatorias y complementarias. el que resulte mayor. Artículo 189. expresamente designado por ésta. podrá solicitar formalmente la entrega del adelanto. debe cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. En el caso de ser una persona jurídica. quedando prohibida la existencia de ambos en una misma obra.siguiente de la suscripción del contrato. En el caso que las Bases hubieran previsto entregas parciales del adelanto directo. Artículo 190.
con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente. considerando para el cálculo todas las prestaciones adicionales previamente aprobadas.adicionales de obras. Artículo 193. sin perjuicio del control posterior. y por el residente. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.funciones del Inspector o Supervisor La Entidad controlará los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor. Artículo 192. según corresponda.Obligaciones del contratista de obra en caso de atraso en la finalización de la obra En caso de atrasos en la ejecución de la obra por causas imputables al contratista. lo que genera un mayor costo. transcurrido el cual sin haberse emitido pronunciamiento. perjudiquen la buena marcha de la obra.. autorizadas por la Entidad. tiene como función controlar la ejecución de la obra y absolver las consultas que le formule el contratista según lo previsto en el artículo siguiente. no teniendo autoridad para modificarlo. quien será el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato. Artículo 194. se abrirá el cuaderno de obra. se produzcan variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra. según corresponda. para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas. El inspector o el supervisor. su actuación debe ajustarse al contrato. las cuales estarán estrictamente relacionadas con ésta. bajo las mismas condiciones del contrato original y hasta por un máximo del quince por ciento (15%) del monto contratado de la supervisión.Cuaderno de Obra En la fecha de entrega del terreno. Está facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que. El contratista deberá brindar al inspector o supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de su función. el mismo que será firmado en todas sus páginas por el inspector o supervisor. y para disponer cualquier medida generada por una emergencia. Cuando dichas prestaciones superen el quince por ciento (15%). El cuaderno de obra debe constar de una hoja original con tres (3) copias . y considerando que dicho atraso producirá una extensión de los servicios de inspección o supervisión. según corresponda. a fin de evitar su adulteración. se requiere aprobación previa al pago de la Contraloría General de la República. lo que se hará efectivo deduciendo dicho monto de la liquidación del contrato de ejecución de obra. el mismo que se computará desde que la Entidad presenta la documentación sustentatoria correspondiente. según corresponda. En los casos en que se generen prestaciones adicionales en la ejecución de la obra. la que deberá pronunciarse en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles. No obstante lo señalado en el párrafo precedente. y siempre que impliquen mayores prestaciones en la supervisión. a su juicio. el contratista de la ejecución de obra asumirá el pago del monto equivalente al de los servicios indicados. Durante la ejecución de la obra dicho costo será asumido por la Entidad. se aplicará para la supervisión lo dispuesto en los artículos 174° y 175°. el Titular de la Entidad puede autorizarlas.. las prestaciones adicionales se considerarán aprobadas.
En el caso de las obras contratadas . Artículo 196. correspondiendo a ésta en coordinación con el proyectista absolver la consulta dentro del plazo máximo de quince (15) días siguientes de la comunicación del inspector o supervisor Para este efecto. según sea el que efectuó la anotación. en ambos casos. en opinión del inspector o supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra. Si el contratista no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor. Las consultas cuando por su naturaleza. firmando al pie de cada anotación el inspector o supervisor o el residente. impidiéndole anotar las ocurrencias. vencidos los plazos. el contratista tendrá derecho a solicitar ampliación de plazo contractual por el tiempo correspondiente a la demora. por medio de comunicación escrita. Si. la cual deberá resolverlas en un plazo máximo de cinco (5) días.. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra. el original quedará en poder de la Entidad. Artículo 197. Las consultas cuando por su naturaleza. no pudiendo impedirse el acceso al mismo. serán absueltas por éstos dentro del plazo máximo de cinco (5) días siguientes de anotadas las mismas. se harán directamente a la Entidad por el contratista o su representante. en opinión del inspector o supervisor. otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor. contados desde el día siguiente de la recepción de la comunicación del contratista. El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida definitivamente por la Entidad. el contratista dentro de los dos (2) días siguientes acudirá a la Entidad.Anotación de ocurrencias En el cuaderno de obra se anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de esta.. Vencido el plazo anterior y de no ser absueltas. no se absuelve la consulta. requieran de la opinión del proyectista serán elevadas por éstos a la Entidad dentro del plazo máximo de cuatro (4) días siguientes de anotadas. sin perjuicio de las acciones que se adopten contra el proyectista. no requieran de la opinión del proyectista. será causal de aplicación de multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día de dicho impedimento. por el inspector o supervisor y el contratista. los proyectistas establecerán en sus respectivas propuestas para los contratos de diseño de la obra original. Artículo 195. por la falta de absolución de la misma. la Entidad deberá dar instrucciones al contratista a través del inspector o supervisor. el compromiso de atender consultas en el plazo que establezcan las Bases. bajo custodia del residente. Concluida la ejecución de la obra.Valorizaciones y metrados Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas el último día de cada período previsto en las Bases. correspondiendo una de éstas a la Entidad. En caso no hubiese respuesta del proyectista en el plazo máximo fijado en el párrafo anterior.desglosables. según corresponda.Consultas sobre ocurrencias en la obra Las consultas se formulan en el cuaderno de obra y se dirigen al inspector o supervisor. Esta demora se computará sólo a partir de la fecha en que la no ejecución de los trabajos materia de la consulta empiece a afectar la ruta crítica del programa de ejecución de la obra.
a este monto se agregará.Reajustes En el caso de obras. por razones imputables a la Entidad. A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones. el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para períodos mensuales es de cinco (5) días. las Bases establecerán el tratamiento correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo. de ser el caso. y presentados a la Entidad dentro de los plazos que establezca el contrato.Discrepancias respecto de valorizaciones o metrados Si surgieran discrepancias respecto de la formulación. mientras que en el caso de las obras bajo el sistema de suma alzada se valorizará hasta el total de los metrados del presupuesto de obra.. éste la efectuará.INEI con un mes de atraso. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada. aprobación o valorización de los metrados entre el contratista y el inspector o supervisor o la Entidad. cuando se conozcan los Índices Unificados de Precios que se deben aplicar. y será cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes. según sea el caso. Los metrados de obra ejecutados serán formulados y valorizados conjuntamente por el contratista y el inspector o supervisor. El subtotal así obtenido se multiplicará por el factor de relación. se calculará el monto definitivo de los reintegros que le corresponden y se pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses Artículo 199. durante la ejecución de la obra. En las obras contratadas bajo el sistema a precios unitarios se valorizará hasta el total de los metrados realmente ejecutados. el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. de conformidad con los artículos 1244°. las valorizaciones se formularán en función de los metrados ejecutados contratados con los precios unitarios del valor referencial. Para el pago de los intereses se formulará una Valorización de Intereses y se efectuará en las valorizaciones siguientes. agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad del valor referencial. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista. El inspector o supervisor deberá revisar los metrados durante el período de aprobación de la valorización. las valorizaciones se formularán en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados. calculado hasta la quinta cifra decimal. el contratista tendrá derecho al reconocimiento de los intereses legales. 1245° y 1246° del Código Civil. a este monto se agregará. agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista. se resolverán en la liquidación del . Cuando las valorizaciones se refieran a períodos distintos a los previstos en este párrafo. Artículo 198. los reintegros se calcularán en base al coeficiente de reajuste “K” conocido a ese momento. Posteriormente. de ser el caso. dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática .bajo el sistema de precios unitarios. contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva.
Cuando las ampliaciones se sustenten en causales diferentes o de distintas fechas. el contratista. contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe. contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. se considerará ampliado el plazo. En este caso. deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. En tanto se trate de causales que no tengan fecha prevista de conclusión. el contratista o su representante legal solicitará. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado.Causales de ampliación de plazo De conformidad con el artículo 41° de la Ley. en un plazo no mayor de siete (7) días. cada solicitud de ampliación de plazo deberá tramitarse y ser resuelta independientemente. Sólo será posible iniciar un procedimiento de conciliación o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles después de ocurrida la controversia si la valorización de la parte en discusión representa un monto igual o superior al cinco por ciento (5%) del contrato actualizado. siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. el contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado. *Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad. la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo.. La Entidad emitirá resolución sobre dicha ampliación en un plazo máximo de diez días.contrato. el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales. El inspector o supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad.Procedimiento de ampliación de plazo Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente. siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente: *Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. por intermedio de su residente. La ampliación de plazo obligará al contratista a presentar al inspector o . fuera del cual no se admitirá las solicitudes de ampliaciones de plazo. *Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado. Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de ejecución de obra. según corresponda. La iniciación de este procedimiento no implica la suspensión del contrato ni el incumplimiento de las obligaciones de las partes. siempre que las causales diferentes no correspondan a un mismo periodo de tiempo sea este parcial o total. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado. sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor. *Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal. la Entidad podrá otorgar ampliaciones de plazo parciales. hecho que deberá ser debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra. para cuyo efecto se seguirá el procedimiento antes señalado. a fin de permitir que los contratistas valoricen los gastos generales por dicha ampliación parcial. Artículo 200. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual. Artículo 201. bajo responsabilidad de la Entidad.
se tendrá por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor.supervisor un calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación PERT-CPM correspondiente.Cálculo del Gasto General Diario En los contratos de obra a precios unitarios. los menores gastos generales variables se calcularán siguiendo el procedimiento establecido en el párrafo precedente. En un plazo no mayor de siete (7) días. e “Io” es el mismo índice de precios correspondiente al mes del valor referencial. Cualquier controversia relacionada con el pronunciamiento de la Entidad respecto a las solicitudes de ampliación de plazos podrá ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la comunicación de esta decisión. una vez aprobado. la Entidad deberá pronunciarse sobre dicho calendario. el gasto general diario se calcula dividiendo los gastos generales variables ofertados entre el número de días del plazo contractual. ajustado por el coeficiente “Ip/Io”. con los reajustes concordados con el residente. considerando para ello sólo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida. reemplazará en todos sus efectos al anterior. En los contratos de obra a suma alzada.. contados a partir de la recepción del nuevo calendario presentado por el contratista. según el caso. salvo en los casos de obras adicionales que cuentan con presupuestos específicos. el gasto general diario se calcula dividiendo los gastos generales variables del presupuesto que sustenta el valor referencial entre el número de días del plazo contractual. El inspector o supervisor deberá elevarlos a la Entidad. dará lugar al pago de mayores gastos generales variables debidamente acreditados.Efectos de la modificación del plazo contractual Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de mayores gastos generales variables iguales al número de días correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto general variable diario. el mismo que. en un plazo máximo de siete (7) días. En virtud de la ampliación otorgada. la Entidad ampliará el plazo de los otros contratos celebrados por ésta y vinculados directamente al contrato principal. contados a partir del día siguiente de la recepción del informe del inspector o supervisor. en donde “Ip” es el Índice General de Precios al Consumidor (Código 39) aprobado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI correspondiente al mes calendario en que ocurre la causal de ampliación del plazo contractual. en donde “Ip” es el Índice General de Precios al Consumidor (Código 39) aprobado por el Instituto Nacional de . En el supuesto que las reducciones de prestaciones afecten el plazo contractual.. ajustado por el factor de relación y por el coeficiente “Ip/Io”. De no pronunciarse la Entidad en el plazo señalado. de aquellos conceptos que forman parte de la estructura de gastos generales variables de la oferta económica del contratista o del valor referencial. Sólo en el caso que la ampliación de plazo sea generada por la paralización de la obra por causas no atribuibles al contratista. Artículo 203. en un plazo que no excederá de diez (10) días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación al contratista de la Resolución que aprueba la ampliación de plazo. Artículo 202.
los gastos generales se determinarán considerando lo necesario para su ejecución. el contratista tendrá derecho al reconocimiento de los intereses legales. no siendo necesario apercibimiento alguno al contratista de obra. ni es aplicable para el cálculo y control de reintegros. intervenir económicamente la obra en caso fortuito. el inspector o supervisor ordenará al contratista que presente.Pago de Gastos Generales Para el pago de los mayores gastos generales se formulará una Valorización de Mayores Gastos Generales. cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha. La falta de presentación de este calendario dentro del plazo señalado en el párrafo precedente podrá ser causal para que opere la intervención económica de la obra o la resolución del contrato. de oficio o a solicitud de parte. La intervención económica de la obra es una medida que se adopta por consideraciones de orden técnico y económico con la finalidad de culminar la ejecución de los trabajos. sin llegar al extremo de resolver el contrato. anotando tal hecho en el cuaderno de obra. dentro de los siete (7) días siguientes. El nuevo calendario no exime al contratista de la responsabilidad por demoras injustificadas. La Entidad deberá cancelar dicha valorización en un plazo máximo de treinta (30) días contados a partir del día siguiente de recibida la valorización por parte del inspector o supervisor. un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos.Intervención Económica de la Obra La Entidad podrá. En caso de retraso injustificado. dicho profesional en un plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada valorización la elevará a la Entidad con las correcciones a que hubiere lugar para su revisión y aprobación. En el caso de obras adicionales y prestaciones adicionales de servicios de supervisión de obras. fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminación de los trabajos. A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de esta valorización. el contratista está obligado a cumplir los avances parciales establecidos en el calendario de avance de obra. Para el pago de intereses se formulará una Valorización de Intereses y se efectuará en las valorizaciones siguientes.Demoras injustificadas en la Ejecución de la Obra Durante la ejecución de la obra. Artículo 204.. Cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto acumulado programado del nuevo calendario. la cual deberá ser presentada por el residente al inspector o supervisor.Estadística e Informática . de conformidad con los artículos 1244°. 1245° y 1246° del Código Civil. Dicho retraso podrá ser considerado como causal de resolución del contrato o de intervención económica de la obra. Artículo 206. de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto. e “Io” es el mismo índice de precios correspondiente al mes del valor referencial.INEI correspondiente al mes calendario en que ocurre la causal de ampliación del plazo contractual. La intervención . Artículo 205. el inspector o el supervisor anotará el hecho en el cuaderno de obra e informará a la Entidad.
restándole los presupuestos deductivos vinculados. en el caso de obras adicionales que por su carácter de emergencia. La demora de la Entidad en emitir la resolución en los plazos señalados que autorice las prestaciones adicionales de obra podrá ser causal de ampliación de plazo. Para la aplicación de lo establecido en el presente artículo deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en la Directiva y demás disposiciones que dicte el OSCE sobre la materia Artículo 207. sin perjuicio de la verificación que realizará la Entidad previo a la emisión de la resolución correspondiente. En los contratos de obra a suma alzada. perdiendo el derecho al reconocimiento de mayores gastos generales. Asimismo. debe incluirse la utilidad del presupuesto ofertado y el Impuesto General a las Ventas correspondiente. el contratista deberá presentar al supervisor o inspector el presupuesto adicional de obra. indemnización o cualquier otro reclamo. Cuando se apruebe la prestación adicional de obras. El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza mediante valorizaciones adicionales. con los gastos generales fijos y variables del valor referencial multiplicado por el factor de relación. los presupuestos adicionales de obra serán formulados con los precios del contrato y/o precios pactados y los gastos generales fijos y variables propios del adicional para lo cual deberá realizarse el análisis correspondiente teniendo como base o referencia los análisis de los gastos generales del presupuesto original contratado. Asimismo.Obras adicionales menores al quince por ciento (15%) Sólo procederá la ejecución de obras adicionales cuando previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestario y la resolución del Titular de la Entidad y en los casos en que sus montos. Dentro de los diez (10) días siguientes de la anotación en el cuaderno de obra. cuya no ejecución pueda afectar el ambiente o poner en peligro a la población. Si el contratista rechaza la intervención económica. debe incluirse la utilidad del valor referencial multiplicado por el factor de relación y el Impuesto General a las Ventas correspondiente. En los contratos de obra a precios unitarios. los presupuestos adicionales de obra serán formulados con los precios del presupuesto referencial ajustados por el factor de relación y/o los precios pactados. La Entidad cuenta con diez (10) días para emitir la resolución aprobatoria. cuando la intervención sea consecuencia del incumplimiento del contratista. los trabajadores o a la integridad de la misma obra. y sus obligaciones correspondientes. sin la cual no podrá efectuarse pago alguno. la autorización previa de la Entidad podrá realizarse mediante comunicación escrita a fin de que el inspector o supervisor pueda autorizar la ejecución de tales obras adicionales. Excepcionalmente. el cual deberá remitirlo a la Entidad en un plazo de diez (10) días. La necesidad de tramitar y aprobar una prestación adicional de obra se inicia con la correspondiente anotación en el cuaderno de obra. el contratista estará obligado a ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento. ya sea por el contratista o el supervisor. el contrato será resuelto por incumplimiento. la cual deberá realizarse con treinta (30) días de anticipación a la ejecución.económica no deja al contratista al margen de su participación contractual. sean iguales o no superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato original. ..
La Contraloría General de la República contará con un plazo máximo de quince (15) días hábiles. En caso que superen este límite se procederá a la resolución del contrato. dejándose constancia del hecho en el acta correspondiente. la otra levantará el acta. más el término de la distancia. no sea posible. restándole los presupuestos deductivos vinculados. debiendo la Entidad disponer el reinicio de la obras según las alternativas previstas en el artículo 44° de la Ley. La Entidad cuenta con cinco (5) días hábiles para cumplir con el requerimiento. estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias de construcción. En esta fecha. superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato original. El referido plazo se computará a partir del día siguiente que la Entidad presenta la documentación sustentatoria correspondiente. salvo los casos en que. el contratista estará obligado a ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento. a más tardar al quinto día hábil contado desde que se inició el plazo a que se refiere el párrafo precedente. . en una sola oportunidad. La parte que resuelve deberá indicar en su carta de resolución.Artículo 208 Prestaciones adicionales de obras mayores al quince por ciento (15%) Las prestaciones adicionales de obras cuyos montos.. las partes se reunirán en presencia de Notario o Juez de Paz. Transcurrido este plazo. no siendo aplicable el último párrafo del artículo 209°. la Entidad está autorizada para disponer la ejecución y/o pago de prestaciones adicionales de obra por los montos que hubiere solicitado. Las prestaciones adicionales de obra no podrán superar el cincuenta por ciento (50%) del monto del contrato original. sin que medie pronunciamiento de la Contraloría General de la República. la fecha y hora para efectuar la constatación física e inventario en el lugar de la obra. Cuando se apruebe la prestación adicional de obras. En estos casos el plazo se interrumpe y se reinicia al día siguiente de la fecha de presentación de la documentación complementaria por parte de la Entidad a la Contraloría General de la República. Si alguna de ellas no se presenta. De requerirse información complementaria. debiéndose realizar el inventario respectivo en los almacenes de la obra en presencia del Notario o Juez de Paz. la autorización expresa de la Contraloría General de la República. requieren previamente. debiéndose convocar a un nuevo proceso por el saldo de obra por ejecutar. con una anticipación no menor de dos (2) días. sin perjuicio del control posterior. según corresponda. la Contraloría General de la República hará conocer a la Entidad este requerimiento. el cual deberá ser motivado en todos los casos. para su ejecución y pago.Resolución del Contrato de Obras La resolución del contrato de obra determina la inmediata paralización de la misma. En el caso de adicionales con carácter de emergencia la autorización de la Contraloría General de la República se emitirá previa al pago. bajo responsabilidad. sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder al proyectista Artículo 209. El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza mediante valorizaciones adicionales. luego de ser aprobadas por el Titular de la Entidad. para emitir su pronunciamiento. documento que tendrá pleno efecto legal. y se levantará un acta.
son de cargo de la parte que incurrió en la causal de resolución. la obra queda bajo responsabilidad de la Entidad y se procede a la liquidación. debidamente sustentados. Culminada la verificación. en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada. el cincuenta por ciento (50%) de la utilidad prevista. procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos. incorporándose todos los costos necesarios para su terminación. y de no existir observaciones. por un representante de la Entidad. ratificando o no lo indicado por el residente. Artículo 210. calculada sobre el saldo de obra que se deja de ejecutar. cualquiera de las partes podrá recurrir a los mecanismos de solución establecidos en la Ley. cuando menos. conforme con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 44° de la Ley. la Entidad opte por invitar a los postores que participaron en el proceso de selección que dio origen a la ejecución de la obra.. el Comité de Recepción. salvo disposición distinta del laudo arbitral. las que se harán efectivas conforme a lo dispuesto en los artículos 164° y 165°.Culminado este acto. teniendo en cuenta el orden de prelación. la Entidad procederá a designar un comité de recepción dentro de los siete (7) días siguientes a la recepción de la comunicación del inspector o supervisor. En caso que el inspector o supervisor verifique la culminación de la obra. como los notariales. En caso que. junto con el contratista. lo informará a la Entidad. dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes de la notificación de la resolución. se procederá a la recepción de la obra. vencido el cual la resolución del contrato habrá quedado consentida. En caso de que surgiese alguna controversia sobre la resolución del contrato. siempre que se cuente con la disponibilidad presupuestal. en la fecha indicada por el contratista. El Acta de Recepción deberá ser suscrita por los miembros del comité y el contratista. conforme a lo establecido en el artículo 211°. el residente anotará tal hecho en el cuaderno de obras y solicitará la recepción de la misma.Recepción de la Obra y plazos En la fecha de la culminación de la obra. y por el inspector o supervisor. En un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación. ésta reconocerá al contratista. en la liquidación se consignarán las penalidades que correspondan. Los gastos incurridos en la tramitación de la resolución del contrato. Dicho comité estará integrado. actualizado mediante las formulas de reajustes hasta la fecha en que se efectuó la resolución del contrato . teniéndose por concluida la misma. se considerará los precios de la oferta de aquel que acepte la invitación. En caso que la resolución sea por incumplimiento del contratista. el Reglamento o en el contrato. de inventario y otros. en la liquidación que se practique. según corresponda a la naturaleza de los trabajos. necesariamente ingeniero o arquitecto. . En caso que la resolución sea por causa atribuible a la Entidad. El inspector o supervisor.
Documents Similar To Diapos de Ley de Contrataciones
Alexism A
More From Robert Willian Alatrista Mamani

References: Artículo 172
 Artículo 173
 Artículo 174
 resolución 
 Artículo 175
 Artículo 178
 Artículo 177
 Artículo 176
 Artículo 179
 Artículo 184
 artículo 48
 Artículo 180
 Artículo 181
 artículo 141
 Artículo 182
 Artículo 183
 Artículo 186
 Artículo 187
 resolución 
 Artículo 185
 artículo 187
 Artículo 188
 Artículo 191
 artículo 184
 Artículo 189
 Artículo 190
 Artículo 193
 Artículo 192
 Artículo 194
 Artículo 196
 Artículo 197
 Artículo 195
 Artículo 199
 Artículo 198
 artículo 41
 resolución 
 Artículo 200
 Artículo 201
 Artículo 203
 Resolución 
 Artículo 202
 resolución 
 Artículo 204
 resolución 
 Artículo 206
 Artículo 205
 resolución 
 Artículo 207
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 44
 artículo 209
 resolución 
 Artículo 209
 Artículo 210
 artículo 44
 resolución 
 resolución 
 artículo 211
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución