Source: https://1library.co/document/qmj47x7q-ejecucion-presupuestal-administracion-incidencia-cumplimiento-programadas-municipalidad-distrital.html
Timestamp: 2020-08-07 23:56:19+00:00

Document:
“EXAMEN ESPECIAL A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y SU INCIDENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PINTO RECODO, AÑO 2014”.
PARA OPTAR AL TITULO DE: CONTADOR PÚBLICO
AUTORA : BACH. LOREN ANGULO FARGE
ASESORA : DRA. ROSSANA HERMINIA HIDALGO POZZI.
La autora A mi Dios quién supo guiarme por el
buen camino, darme fuerzas para
seguir adelante y no desmayar en los
problemas que se presentaban,
enseñándome a encarar las
A mis Padres, Con todo cariño y amor
que hicieron todo en la vida para que
La autora Mi profundo agradecimiento a la Dra.
Rossana Herminia Hidalgo Pozzi por el
apoyo brindado como asesora para la
realización de este informe.
A mi hermana Linda y mi querido Hugo
que de una u otra manera me brindaron
Señores miembros del Jurado Calificador, presento ante ustedes la tesis Titulada: “Examen especial a la ejecución presupuestal de las obras por administración directa y
su incidencia en el cumplimiento de metas físicas programadas de la municipalidad distrital de pinto recodo, año 2014”, el propósito de la investigación fue realizar una
revisión a la documentación fuente de la obra ejecutada por administración directa y
determinar su incidencia en cumplimiento de las metas físicas programadas, en
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de San
Martin para obtener el título profesional de Contador.
Someto a vuestro criterio profesional la evaluación del presente trabajo de
investigación, con la convicción de que le otorgarán el valor justo, esperando cumplir
con los requisitos de aprobación, agradezco por anticipado las sugerencias y
apreciaciones que se estimen por conveniente.
INDICE DE GRAFICOS vii
ABSTRAC ix
1.2. Justificación del estudio 15
1.3. Objetivos de la investigación 17
1.4. Limitaciones de la investigación 18
1.5. Hipótesis y variables de estudio 18
2.1. Antecedentes del estudio del Problema 21
2.2. Bases teóricas 27
2.3. Definición de términos básicos 62
3.1. Tipo de investigación 65
3.2. Nivel de investigación 65
3.3. Población, muestra y unidad de análisis 65
3.4. Diseño de investigación 66
3.5. Método de investigación 67
3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 67 3.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 68
CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSION
4.1. Resultados descriptivos 69
4.2. Resultados explicativos 82
4.3. Discusión de resultados 89
5.1. Conclusiones 92
5.2. Recomendaciones 93
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 94
TABLA N°01-
Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 67
TABLA N°02-
Programación anual 69
TABLA N°03-
Ejecución porcentual 71
TABLA N°04-
Gastos por partidas 73
TABLA N°05-
Construcción del Sistema de Alcantarillado -Agua Potable del distrito de P.R. 74 TABLA N°06-
Mejoramiento de Carretera Trocha 1 Entrada -Pinto Recodo 76 TABLA N°07-
Mejoramiento de Carretera Trocha 4 Pinto Recodo - Palmiche 78 TABLA N°08-
GRAFICO N°01-
Cumplimiento de actividades (sist.alcantar.agua potable P.R.) 82
GRAFICO N°02-
Cumplimiento de actividades (Mejor. de carretera trocha 01 entrada P. R.) 82
GRAFICO N°03-
Cumplimiento de actividades (Mejor. Carretera trocha 04 P. R. –Palmiche) 83
GRAFICO N°04-
Presupuesto asignado vs ejecutado (sist.alcantar.agua potable P.R.) 84
GRAFICO N°05-
Presupuesto asignado vs adiciones (Mejor. de carret. trocha 01 entrada P.R.) 85
GRAFICO N°06-
Presupuesto ejecutado vs diferencia (Mejor.Carret.trocha 04 P.R.–Palmiche) 86
GRAFICO N°07-
Realizar el examen especial basada en la ejecución presupuestal del registro de los
compromisos, la compra de materiales de construcción pago de planilla, uso de
servicios diversos utilizados, y otros gastos comprometidos en la ejecución de las obras
por administración directa nos permitió determinar su incidencia en cumplimiento de las
metas físicas programadas de la Municipalidad Distrital de Pinto Recodo, año 2014
La investigación se realizó en base a una sola población la municipalidad distrital de
Pinto Recodo, a partir de ello se describió cada una de las variables de estudio; se
evaluaron las variables del proceso presupuestarios y su incidencia en las metas
físicas de la entidad; se describieron y analizaron el acervo documentario, las mismas
que se obtuvieron de los instrumentos utilizados, para luego evaluarse los procesos
presupuestarios y finalmente se formularon las conclusiones y recomendaciones.
La Municipalidad durante el año fiscal, no realizo un análisis de las partidas
presupuestarias de cada obra en coordinación con l ingeniero residente las mismas que
en algunas de estas ha existido exceso de créditos presupuestales asignados,
asimismo desembolsándose de acuerdo a las fases del gasto en sus niveles de
compromiso o gasto comprometido, devengado, girado y pagado
En conclusión general se diagnosticó de la situación actual de la ejecución presupuestal
y procedimientos del gasto de la municipalidad Distrital de Pinto Recodo, donde los
resultados de los gastos ha determinó la existencia de un exceso de S/. 500,000.00
Perform special examination based on the budget execution of recording
commitments, buying supplies payroll payment, use of various services used and
other costs incurred in carrying out the works by direct administration allowed us to
determine their impact on compliance with planned physical targets of the District
Municipality of Pinto Recodo, 2014.
The research was conducted on the basis of a single population the dis trict
municipality of Pinto Recodo, from it described each of the study variables; budgetary
process variables and their impact on the physical goals of the organization were
evaluated; They were described and analyzed the documentary heritage, the same as
those obtained from the instruments used, and then evaluated the budget process
and finally the conclusions and recommendations.
The municipality during the fiscal year, not carried out an analysis of the budget lines
of each work in coordination with resident engineer l the same as in some of these
has been excessive budgetary appropriations also disbursed according to the phases
of the spending on their levels of commitment or committed expenditure, earned, and
paid rotated
In general conclusion was diagnosed with the current state of budget execution and
procedures of expenditure of the District Municipality of Pinto Recodo, where the
results of expenditure has determined the existence of an excess of S/. 500,000.00 to
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 1.1. Formulación del Problema
En el territorio peruano las municipalidades provinciales distritales son los órganos
de gobiernos locales posee autonomía política, económica y administrativa en asuntos de competencia que la constitución política, articulo II de la ley orgánica de
municipales y ley de base de descentralización lo otorga.
El examen especial a la ejecución presupuestal realizado a los gastos de inversión
en conformidad con los créditos presupuestarios autorizados en los presupuestos
del año fiscal según Núñez del Arco funcionario de la contraloría mencionó: No
existen controles de activos fijos, de la propiedad de equipos, ni de las obras en
curso, Todo eso refleja lo que hoy vemos casos de corrupción en regiones y
municipios. En tanto, al auditarse y realizar examen especial la información de
ejecución presupuestal se observa que en el 2013 no se llegaron a ejecutar S/.34 mil
millones, lo que significa el 17,5% de la ejecución de ingresos en el sector público...
Las metas presupuestarias es la expresión concreta y cuantificable que caracteriza
el producto o productos finales de las Actividades y Proyectos de inversión
establecidos para el año fiscal que ayuda a conocer solo los porcentajes ejecutados
en inversiones. La evaluación semestral.
La Hoja de Recomendación Nº 044-88-CG/SN, formulada por la Comisión Ad-Hoc,
encargada de revisar y actualizar las Normas referentes al Control de Obras
Que, es función de la Contraloría General dictar las disposiciones necesarias que
aseguren el proceso integral de control, siendo necesario normar sobre la ejecución
de las obras por Administración Directa, ya que estas comprometen el uso de
ingentes recursos financieros del Estado, cuya cautela es atribución del Organismo
de Control. Que, mediante Memorándum múltiple Nº 90-88-CG/SC de 20.Jun.88, el
Despacho del Controlador General así designó un Comisión Ad-Hoc encargada de
revisar y actualizar las Normas relativas al Control de Obras Públicas, teniendo
como referencia las Normas Técnicas de Control y demás disposiciones vigentes
La Municipalidad Distrital de Pinto Recodo, tiene Personería Jurídica de Derecho
Público, con autonomía económica y administrativa en los asuntos municipales de
11 conformidad con la Constitución Pública del Perú, regulan las actividades y
funcionamiento del Sector Público Nacional; su accionar se encuentra normado por
la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, teniendo como finalidad
planificar, ejecutar e impulsar un conjunto de acciones, con el objeto de proporcionar
a la comunidad una adecuada prestación de los servicios públicos, fomentar el
bienestar a los vecinos, así como propender al desarrollo integral y armónico de su
Las entidades públicas sujetan la ejecución de sus gastos a los créditos
presupuestarios autorizados en la Ley de Presupuesto del Sector Público, aprobada
por el Congreso de la República, y modificatorias en el marco del artículo 78 de la
Constitución Política del Perú y el artículo I del Título Preliminar de la Ley 28411,
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Todo acto administrativo, acto de
administración o las resoluciones administrativas que autoricen gastos no son
eficaces si no cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el
presupuesto institucional o condicionan la misma a la asignación de mayores
créditos presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad del titular de la entidad, así
como del jefe de la Oficina de Presupuesto y del jefe de la Oficina de Administración,
o los que hagan sus veces, en el marco de lo establecido en la Ley 28411, Ley
Presupuestalmente pertenece al Pliego 301715 – Municipalidad Distrital de Pinto
Recodo – Lamas. Sus funciones y empleados se sujetan al régimen laboral de la
Actividad Pública, regulada por el D. Leg. N° 276 y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 005-90-PCM y el personal Obrero se sujetan al régimen de la
Actividad Privada inherentes al Decreto Legislativo N° 728.
Su presupuesto aprobado para el ejercicio 2014 asciende a S/ 4´849,401.00 por
toda fuente de financiamiento de los cuales al 31 de Julio solo se ejecutaron
S/4´002,787.89 haciendo un saldo presupuestal de S/ 846,313.11 Nuevos Soles no
Del presupuesto total 2´750,755.00 representa a gastos de inversión y S/
2´098,646.00 a gastos corrientes del cual su ejecución fue de S/2´137,100.93 y
1´865,686.96 Nuevos soles respectivamente. La distribución del presupuesto es el
60% para gastos Corrientes y 40% para gastos de inversión. Las causas por lo que
la ejecución del gasto sea lenta o deficiente podrían ser consideradas como faltas de
12 población. Ya que los porcentajes de ejecución presupuestaria, casi en la
generalidad, son muy bajos.
Las Normas Generales de Control Gubernamental aprobadas con Resolución de
Contraloría Nº 273-2014-CG publicada el 13 de mayo de 2014, clasifica el ejercicio
del control gubernamental en función del momento de su ejercicio como previo,
simultáneo y posterior.
Artículo modificado por el Artículo Quinto de la Resolución de Contraloría N°
473-2014-CG, publicada el 23 octubre 2014, cuyo texto es el siguiente:
Los servicios de control posterior que a la entrada en vigencia de la presente
Resolución se encuentren en proceso, así como aquellos que se inicien con
posterioridad a ésta y cuyos nuevos manuales de auditoría no se encuentren
vigentes, se ejecutarán conforme a las normas de control señaladas en el artículo segundo de la presente Resolución”.
En la Programación existe baja ejecución porcentual para obtener una Meta física
(obra) terminada y así como una baja asignación presupuestal. Duplicidad en pago
de Perfiles y expedientes Técnicos aprobados por cada gestión. Diferencias del
presupuesto programado entre presupuesto asignado.
En el Compromiso, existe desorden administrativo para generar documentos fuente
sobre Orden de servicio utilizada en obras como por ejemplo el alquiler de
maquinaria pesada, Planilla única de pagos a obreros, Nota de compromiso
contratos incumplidos, Convenios que carecen de fiel cumplimiento, Planilla de
viáticos sin sustento.
En el Devengado existen liquidaciones con sobrecostos, en la compra de materiales
de construcción, Provisión de planillas y servicios varios y alquileres tercerizados,
pero si está Identificados el acreedor y existe el documento físico o comprobante de
pago Factura así como la determinación del monto.
Sobre el Avance físico presupuestario existen según el reporte SIAF el Nº de obras
por cada fuente de financiamiento, importes desembolsados y utilizados por cada
fuente de financiamiento, Gastos por partidas y centros de costo pero diferencias
entre % de avance Físico y Financiero, existen días ampliaciones de plazos, así
como importes de adicionales sin un fundamento veras.
En el Balance de ejecución del presupuesto existen diferencias en los importes del
presupuesto analítico versus presupuesto programado de gastos, así como el
13 Valorizaciones e importes de la Planificación del avance físico y financiero de las
En conclusión la investigación se realizara porque la ejecución del gasto no
guardaba relación con el avance físico, Cuestionamientos al proyecto por parte de la
población, Problemas técnicos detectados durante la ejecución, Expediente Técnico
con cuestionamientos en su calidad por lo que se ha pedido la reformulación del
mismo, Proyectos licitados y cuestionados, están en situación de arbitraje, Empresas
ejecutoras que no tienen capacidad técnica y económica para ejecutar los proyectos.
Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG del 18 de julio de 1988. APROBAR las
siguientes normas que regulan la ejecución de Obras Públicas por Administración
Las Entidades que programen la ejecución de obras bajo esta modalidad, deben
contar con la asignación presupuestal correspondiente, el personal técnico
administrativo y los equipos necesarios.
Los Convenios que celebren las Entidades para encargar la ejecución de Obras por
Administración Directa, deben precisar la capacidad operativa que dispone la
Entidad Ejecutora a fin de asegurar el cumplimiento de las metas previstas.
Es requisito indispensable para la ejecución de estas obras, contar con el
Expediente Técnico aprobado por el nivel competente, el mismo que comprenderá
básicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos,
metrados, presupuesto base con su análisis de costos y cronograma de adquisición
de materiales y de ejecución de obra.
En los casos que existan normas específicas referidas a la obra, se recabará el
pronunciamiento del sector y/o Entidad que corresponda.
La ejecución presupuestal de las obras por administración directa es un proceso de
revisión que tendrá la investigación de dar a conocer los desembolsos realizados en
las obras ejecutadas y el cumplimientos de las metas del Gobiernos Local de Pinto
Recodo y como propósito de esta investigación radicará en las buenas prácticas de
la ejecución presupuestaria y desarrollo de actividades con la finalidad de alcanzar
los objetivos institucionales donde se utilizan totalmente los recursos públicos con el
fin de crear, ampliar mejorar modernizar la infraestructura pública, cuyos beneficios
se reviertan hacia la ciudadanía creando desarrollo, impacto y mejora de calidad de
14 Con el trabajo de investigación realizado se pretende lograr y dar a conocer a los
funcionarios públicos, jefes de planificación y presupuesto, contadores,
investigadores y a la ciudadanía en general, la problemática que ostentan las
municipalidades en la ejecución de sus créditos presupuestales asignados por el
gobierno central, mediante la estimación de ingreso y metas programadas en un
Presupuesto Inicial (PIA).
El examen especial a las obras por ejecución presupuestaria directa o
Administración Directa están siendo cada día más importantes, no porque sea un
obstáculo a la gestión, sino porque es una alternativa de ejecución de obras, más
aun teniendo recursos en muchas regiones o instituciones. La misma que no debe
ser una posibilidad de manejo libre de los proyectos de la inversión pública, por el
contrario, un manejo responsable y transparente que permita a las entidades y
funcionarios lograr que el gasto público en obras cada día sea mejor y eficiente.
Las obras por Ejecución Presupuestaria Directa Denominada así cuando una
entidad pública ejecuta trabajos con su personal e infraestructura. Las
contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios que se requieran para su
ejecución deberán mediante los procedimientos establecidos en la Ley de
Contrataciones del Estado Artículo 3° de la Ley. Esta es la estructura de las
Gran parte de los expedientes se modifican por diversos factores, ya sean por
omisiones o por que se requieran hacer nuevas obras complementarias. También se
correlaciona mucho con lo que son los adicionales, que son modificaciones del
expediente. Cuando se necesita hacer más de una partida.
¿Cómo fue el Examen especial a la ejecución presupuestal de las obras por
Examen especial a la ejecución presupuestal de las obras por administración directa
y su incidencia en cumplimiento de las metas físicas programadas de la
Municipalidad Distrital de Pinto Recodo, año 2014.
La investigación se realizó tomando como base la teoría científica sobre ejecución
presupuestal del sector público, como proceso integral que prevea el logro de la
situación objetiva; determinando el poder y la potencialidad de los actores que
actúan en escenarios cambiantes y que propongan una nueva actitud de forma
objetiva en el accionar de los involucrados en el futuro, el estudio se realiza con
perspectivas de cambio para el desarrollo integral y social de la jurisdicción de
estudio. En consecuencia para el desarrollo del trabajo utilizaremos libros de
Álvarez Illanes, Juan Francisco (2010) en su libro “Liquidación técnico financiera de obras públicas” (1ra. Edición) Perú, entre otros. Con el objetivo de obtener un
enfoque más claro sobre el tema a desarrollar.
La presente investigación aplicó el método científico e instrumentos de recolección
de datos y con esa información se procederá al análisis y procesamiento, entre los
instrumentos tenemos las guías de entrevista, observación directa y fichaje, cuadros
comparativos de presupuestos, que servirán para obtener información y datos para
conocer de los nuevos enfoque que están ayudando a desarrollar en la
Municipalidad en sus obras con recursos Determinados, obteniendo al final grandes
resultados y beneficios, También se utilizarán las siguientes técnicas y herramientas
de recolección de datos para las municipalidades.
El proyecto de investigación es de vital utilidad para las autoridades del Distrito de
Pinto Recodo, porque les permitirá obtener información detallada por cada partida
presupuestaria y valorización de gastos y encontrar deficiencias en la ejecución
presupuestaria de las obras ejecutadas por administración directa aplicando el
examen especial. Servirá como un instrumento para las demás obras que se
ejecuten en adelante.
La investigación se realizó porque como una ciudadana más de mi distrito me había
dado cuenta de los problemas que estaban suscitándose en cuanto a las obras
realizadas e inconclusas, la ejecución del gasto no guardaba relación con el avance
físico, Cuestionamientos a los proyectos por parte de la población, Problemas
técnicos detectados durante la ejecución, Expediente Técnico con cuestionamientos
16 y cuestionados, están en situación de arbitraje, Empresas ejecutoras que no tienen
capacidad técnica y económica para ejecutar los proyectos.
En concordancia con la citada disposición constitucional, la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley Nº 27785, en su artículo 6 define el control gubernamental como “la supervisión,
vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención al
grado de eficiencia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y
bienes del Estado, así como del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción”.
El título que lleva nuestro informe es el de “examen especial” hoy en día llamado
Auditoría de Cumplimiento que entro en vigencia a partir del día siguiente de
aprobado el Manual de Auditoría de Cumplimiento.
Realizar el examen especial a la ejecución presupuestal de las obras por
administración directa y determinar su incidencia en cumplimiento de las metas
físicas programadas de la Municipalidad Distrital de Pinto Recodo, año 2014-
 Conocer cómo se presupuesta los fondos de una obra por administración de
fondos de recursos Determinadas (Foncomún) en la Municipalidad Distrital de
Pinto Recodo.
 Identificar los desembolsos realizados a las obras ejecutadas por
administración de fondos de recursos Determinadas (Foncomún) de la
Municipalidad Distrital de Pinto Recodo.
 Identificar las causas del incumplimiento y/o deficiencias según el examen
especial al presupuesto de obras programadas en relación a los desembolsos
 Identificar las metas presupuestales de la Municipalidad Distrital de Pinto
 Determinar la ejecución presupuestal de acuerdo a la programación de
compromisos anual y balance de ejecución con el cumplimiento del Presupuesto
1.4. Limitaciones de la investigación Limitaciones del tiempo:
El periodo que implica efectuar este estudio comprende el 2014.
Limitaciones de espacio o territorio:
Los resultados del estudio, son propios de la Municipalidad Distrital Pinto Recodo de
la ciudad de Lamas, el estudio se limitaron al territorio exclusivamente del Gobierno
local; la ejecución presupuestal será seleccionado como universo muestral, el
producto de la investigación será direccionado a mostrar la incidencia en el
cumplimiento de las metas físicas programadas.
Limitaciones por recursos:
Los recursos se limitan en la capacidad y disponibilidad de recursos financieros
básicos y la investigación será financiada al 100% por los investigadores.
Limitaciones de acceso a información
El investigador sólo tiene acceso a información en horario de oficinas, o cuando
dispone de tiempo los responsables de la administración de la empresa.
1.5. Hipótesis y variables de estudio Hipótesis
La ejecución presupuestal de las obras por administración directa es deficiente y su
incidencia en el cumplimiento de metas físicas programadas fue negativa de la
Variables de estudio Variable independiente
Variables Concepto Dimensiones Indicadores
20 Fuente: Elaboración propia
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 2.1. Antecedentes del estudio del Problema
EDO HERNÁNDEZ Valentín (2010) México, en su trabajo de investigación “La Gestión Presupuestal del gasto del Estado” Madrid - España, concluye que Los
presupuestos públicos son los instrumentos financieros más importantes que poseen
los gobiernos para la consecución de los objetivos de política económica y social. Su
importancia, tanto desde el punto de vista cuantitativo, como desde el de la gestión
pública, ha alcanzado niveles muy elevados, lo que ha motivado la realización de
diversos tipos de análisis. En particular, uno de los análisis más utilizados es el de
desviaciones entre las previsiones iniciales y la ejecución, pues permite no solo
hacer un seguimiento de la gestión, sino un análisis a posteriori de su ejecución
global. LEY DE EQULIBRIO FINANCIERO.
PRICE RODRIGUEZ Luís Enrique (2011).En su tesis titulada: “Análisis del impacto socioeconómico de la correcta ejecución presupuestaria en la ciudadanía a partir del cumplimiento de la normativa específica” Caso: Gobierno Municipal de La Paz.
(Trabajo de Investigación previo a la obtención del Grado de Economista).
Universidad Mayor de San Andrés. La Paz – Bolivia. En el trabajo de investigación
mencionado se llegó a las siguientes conclusiones:
La manera simple pero suficiente a los fines de éste análisis, consideremos que la
función de gobernar contiene la adopción de un plan de acción del Gobierno
Municipal de La Paz para cada gestión administrativa.
 Una política global y políticas para llevar adelante dicho plan tiene como
objetivo el de lograr la eficiencia, eficacia y economía en el corto y largo plazos.
 La participación activa y consistente de los sectores involucrados en el diseño
y ejecución de las decisiones que los afectan, no sólo es un derecho sino una
obligación conforme lo señalan las normas.
 El Sistema presupuestario público como instrumento para los fines
programados debe complementarse con la metodología apropiada, a fin de
permitir convencerlo e interpretarlo por quienes deben aprobarlo y administrarlo.
 El sistema presupuestario del Gobierno Municipal de La Paz debe cumplir un
doble papel, integrar la administración financiera y al mismo tiempo ser una
herramienta de ejecución de políticas y planes a corto y mediano plazo a fin de
22 así como establecer un sistema de control financiero para buscar eficiencia,
DUGARTE RODRÍGUEZ José Candelario, (2012). En su tesis titulada: “Estándares de control interno administrativo en la ejecución de obras civiles de los órganos de la administración pública municipal”. (Tesis presentada como requisito
para optar al Grado de Magíster en Ciencias Contables). Universidad de los Andes.
Mérida – Venezuela. En el trabajo de investigación mencionado se llegó a las
 Siguiendo el orden de los objetivos planteados en la investigación y de
acuerdo con los resultados obtenidos mediante la aplicación de la metodología
establecida para el presente estudio, se concluye que:
 La situación actual del control interno administrativo de los órganos de
administración pública municipal ubicados en el área metropolitana del estado
Mérida, se encuentra bajo un ambiente operativo que está retirado de la
correlación de funciones y de la jerarquía de cargos bien definidos, los cuales
son mecanismos necesarios para el logro de los objetivos y por ende de la
 Igualmente, se puede afirmar que debido a la inexistencia en dichos órganos
de una unidad técnica especializada con funciones de control en la ejecución de
obras civiles, es síntoma de que se subestima la división del trabajo como etapa
fundamental de la organización y control como funciones administrativas. Estas
características influyen sustancialmente en la situación de control interno
administrativo, sobre todo cuando el contenido esencial de la actividad
administrativa que le corresponde a las máximas autoridades ejecutivas, están
referidas a las actividades de gestión que desempeñan con la utilización delos
recursos para la satisfacción de las necesidades y servicios públicos que tienden
a su realización en el marco de actos administrativos emitidos no ajustados a las
normas de carácter legal y técnico.
 Los instrumentos técnicos que se deben aplicar y se relacionan con el control
interno administrativo en la ejecución de obras civiles, están contenidos a una
amplia estructura de normas que establecen la uniformidad y consistencia de las
23 Estas normas son emitidas por la Comisión Venezolana de Normas Industriales
(COVENIN), Subcomisión Construcción y aprobadas por el Fondo para la
Normalización y Certificación de Calidad (FONDONORMA).Estas
especificaciones tienen la función de prevenir y disminuirlas probables
controversias que se generan en la ejecución de obras y estimular una
adecuada calidad de trabajo. El control de calidades muy importante para que se
garantice la buena ejecución del trabajo y, por tanto, de los materiales, equipos y
el personal que interviene en cada una de las partidas del presupuesto de obra.
En consecuencia, de acuerdo con eso ya lo establecido en el Numeral 4 del
Artículo115 de la Ley de Contrataciones Públicas vigente, le corresponde al
Ingeniero Inspector de la Obra fiscalizar los trabajos que ejecute la empresa
contratista y la buena calidad de las obras concluidas o en proceso de ejecución,
y su adecuación a los planos, a las especificaciones particulares, al presupuesto
original o a sus modificaciones, a las instrucciones del órgano contratante y a
todas las características exigibles para los trabajos que ejecute el contratista.
Por eso, en correspondencia con esta norma, el Ingeniero Inspector de la Obra,
está obligado a proveer el aseguramiento de calidad de la obra, para lo cual,
cuenta con la amplia estructura de normas COVENIN que son de obligatoria
aplicación de conformidad con el Artículo 43 de la Ley Orgánica del Sistema
Venezolano para la Calidad.
GUAMÁN CORNEJO Nancy Piedad, (2012) En su tesis titulada: ““Evaluación de la Ejecución Financiera y Presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón el Sigsig por el período 2011, mediante la aplicación de indicadores de gestión.”(Tesis previa a la obtención del Título de Ingeniera en
Contabilidad y Auditoría). Universidad Politécnica Salesiana. Cuenca – Ecuador. En
el trabajo de investigación mencionado se llegó a las siguientes conclusiones:
El desarrollo del presente trabajo ha permitido conocer el funcionamiento y las bases
legales que rigen a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, la elaboración de
los presupuestos bajo el cumplimiento de sus fases, las respectivas presentaciones
de los Estados Financieros y del Plan Operativo Anual y la aplicación de los
Indicadores de Gestión y Financieros lo que nos ayudaron para realizar la
24 Autónomo Descentralizado del Cantón el Sigsig durante el periodo 2011,
permitiendo medir el desempeño de los funcionarios de la entidad;
A través del desarrollo de este trabajo hemos concluido a lo siguiente:
 La nueva base legal a la que deben regirse los GAD es la ley del Cootad que
fue publicado en el 2010 en donde se resume las diferentes aplicaciones qué
desarrollan los Gobiernos Descentralizados entre ellas tenemos la identificación
de las competencias que deben desarrollar los Municipios, en el cual el
Municipio del Sigsig no tenía identificado las respectivas competencias aplicado
a las diferentes aéreas lo ha venido trabajando a nivel general.
 Los GAD deben contar con el Plan de Desarrollo Cantonal y Ordenamiento
Territorial así como también con un Plan Estratégico, sin embargo cabe señalar
que la Municipalidad del Sigsig no contaba con estos Planes para periodo,
trabajaron con los objetivos del Plan del Buen Vivir del Estado para el desarrollo
del Plan Operativo Anual.
 De la aplicación de los índices presupuestarios se determina que la
Municipalidad del Sigsig depende financieramente de terceros entre ellos las
Trasferencias otorgadas por el Gobierno Central, los prestamos públicos como
 En la ejecución de los presupuestos observamos que en los grupos tanto
corriente como inversión existe un déficit el cual se salda con el financiamiento
público y privado, lo que se deduce que los funcionarios de la municipalidad no
son competentes al momento de generar sus propios recursos.
 En comparación con la ejecución del presupuesto del 2010 podemos decir
que ha existido una reducción en ingresos como gastos corrientes, una de los
principales motivos de reducción de los ingresos durante el 2011 es la no
percepción de las transferencias corrientes y los gastos se ve reflejado en la
disminución de gasto en personal.
 Los gastos comparados con los Municipios de Lago Agrio y El Pan representa
un porcentaje similar de asignación en cuanto a los Corrientes como
Financiamiento, a diferencia de los gastos por inversión que la Municipalidad del
sigsig en obras publicas asigna en un 25.24% frente al 42.84% y 49,38%,
mientras que en gastos en personal refleja el 31.25% en relación a los dos
25 municipio del sigsig se está asignando demasiado monto a gastos en personal,
ya que este con obras deben compensatorios.
 Los contratistas de la Municipalidad del Sigsig no están cumpliendo con los
tiempos de entrega de estudios como proyectos lo que ocasiona que un se
lleguen a ejecutar las actividades.
PALACIOS MENDO Luis Carlos Wenceslao (2013). En su tesis titulada: “El presupuesto participativo basado en resultados como instrumento para la toma de
decisiones en la asignación y ejecución del presupuesto de inversiones de la Municipalidad Distrital de Casa Grande, 2012”.(Trabajo de Investigación previo a la
obtención del Grado de Economista con mención en finanzas). Universidad Privada Antenor Orrego. Trujillo – Perú.
De la presente investigación se desprenden una serie de conclusiones relevantes
para entender mejor el papel del presupuesto participativo basado en resultados, y
valorar el grado de coherencia con las políticas de desarrollo local en la
Municipalidad Distrital de Casa Grande; que a continuación se enumeran:
a) El presupuesto participativo basados en resultados de la Municipalidad Distrital de Casa Grande, fue analizó de acuerdo a la normativa vigente emanada por la
Dirección Nacional de Presupuesto Público, las mismas que facilitaron la asignación
y ejecución del presupuesto de inversiones del 2012.
b) La asignación y ejecución de los recursos públicos en el presupuesto de inversiones, se realizaron de acuerdo a la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria”.
c) La metodología y organización del proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados, se desarrolló de acuerdo con las normas vigentes; y al mismo tiempo
se analizó el comportamiento de las inversiones de la Municipalidad Distrital de Casa
d) Al analizar la eficacia y efectividad del presupuesto de inversiones de la Municipalidad Distrital de Casa Grande; buscamos medir el grado cumplimiento de
los objetivos y metas del Presupuesto Participativo en la población beneficiaria, en el
periodo 2012; y los resultados programados en el tiempo y con los costos más
GUERRERO MERCHÁN Mercedes Inez,(2013). En su tesis titulada: “Análisis de la ejecución presupuestaria, en el gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de San Joaquín en el período 2012”. (Trabajo de Investigación previo a la obtención
del Grado de del título de contador público).Universidad de Cuenca. Cuenca –
Ecuador. En el trabajo de investigación mencionado se llegó a las siguientes
 A través de la Evaluación de la Ejecución Presupuestaria al Gobierno
Autónomo Descentralizado de la Parroquia de San Joaquín en el año 2012 se ha
podido conocer la ejecución financiera del presupuesto, así como el
cumplimiento de los objetivos planteados. Así tenemos las siguientes
 En el análisis realizado de los ingresos y gastos devengados con respecto a
la asignación inicial se concluye que existen reformas presupuestarias que
incrementan su presupuesto y que son innecesarias, puesto que no se logra
ejecutar ni la asignación inicial.
 Los Gastos en el personal están sobre presupuestados, mientras más se
gasta en el personal, se disminuye los recursos para la inversión.
 Es importante considerar que dentro de los Gobiernos Parroquiales su medida
de eficiencia y eficacia se ven reflejadas en las Obras Públicas, las mismas que
no se ejecutan como se programan. Es importante hacer un seguimiento para
proveer o gestionar a tiempo los recursos para el cumplimiento estas obras.
 Para el cumplimiento de los objetivos se toma en cuenta el nivel de prioridad o
de importancia es por eso que se canalizan los recursos para las obras más
importantes quedando obras pendientes para el año siguiente.
 La evaluación presupuestaria es considerada para la Junta Parroquial como
un informe económico de ingresos y gastos y un detalle de las obras más
importantes que se han ejecutado, sin considerar lo importante que es aplicar
medidas de evaluación contundentes que permitan establecer no solo el nivel de
ejecución para el logro de sus metas sino el nivel de eficiencia que considere la
optimización de recursos Al realizar el análisis.
2.2.1 Examen Especial
Como parte de la auditoria gubernamental el examen especial verificará, estudiará y
evaluará aspectos limitados o de una parte de las actividades relativas a la gestión
financiera, administrativa, operativa y medio ambiente con posterioridad a su
ejecución, aplicara las técnicas y procedimientos de auditoria, de la ingeniería o
afines, o de las disciplinas específicas, de acuerdo con la materia del examen y
formulará el correspondiente informe que deberá contener comentarios,
“El examen especial es una auditoría de alcance limitado que puede comprender la
revisión y análisis de una parte de las operaciones efectuadas por entidad, con el
objeto de verificar el adecuado manejo de los recursos públicos, así como el
cumplimiento de la normatividad legal y otras normas reglamentarias aplicables.
Puede incluir también una combinación de objetivos financieros, operativos y de
cumplimiento o restringirse solo a uno de ellos, dentro de una área o asunto
2.2.1.1 Importancia
El examen especial está orientado hacia la obtención de una evidencia fiel y
razonable que respalde la expresión de una opinión sobre las cuentas en estudio.
Es fundamental que en el examen especial tenga un objetivo previamente definido
que le permita al auditor obtener elementos de juicio suficientes y completos para
dar su opinión, siendo necesarias para ello la utilización de técnicas adaptables a las
28 2.2.1.2 Objetivos
Es permitir que el auditor llegue a estar en condiciones de informar fundadamente
sobre la fidelidad y razonabilidad de la situación financiera en la que se encuentra la
cuenta en estudio ya sea dentro del estado de situación financiera o estado de
resultados. El auditor tiene la obligación de informar en forma positiva o negativa la
razonabilidad de las cuentas; en caso de ser negativa, debe calificar el informe
haciendo salvedades pertinentes y explicando con claridad, los motivos por los
cuales considera que no se cumplen las exigencias de fidelidad y razonabilidad
citadas, y en qué aspectos, y en qué medida, se ha incurrido en una formulación
a. Planeación de auditoria
 Numero de áreas a examinarse.
 Número de actividades que realizan para el pago de obras.
b. Ejecución de auditoria
 Numero de cumplimientos de las disposiciones que regulan los gastos en la
 Numero de observaciones.
 Numero de conclusiones
 Numero de recomendaciones
2.2.1.3 El Presupuesto
Según el autor, (ALVARADO José; 2009), indica que: El presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado que permite a las entidades lograr sus objetivos y
metas contenidas en su Plan Operativo Institucional (POI). Asimismo es la expresión
29 cada una de las entidades que forman parte del sector público, y refleja los ingresos que financian dichos gastos”
Los gastos que como máximo, pueden contraer las entidades durante el año fiscal,
en función a los créditos presupuestarios aprobados y los ingresos que financian
Por el ámbito de aprobación de los presupuestos, éstos están conformados por la
Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE y sus
empresas, así como los presupuestos de las entidades señaladas en la Ley General. “Las leyes del presupuesto del sector público, aprobadas por el Congreso de la
República, así como los demás presupuestos, constituyen el total de crédito
presupuestario, que comprende el límite máximo de gasto a ejecutarse en el año
fiscal. A la Ley de presupuesto del sector público se acompañan los estados de
gastos del presupuesto que contienen los créditos presupuestarios estructurados
siguiendo las clasificaciones: Institucional, Funcional, Programático, Grupo Genérico de Gasto y por Fuentes de Financiamiento”.
Los presupuestos institucionales de apertura correspondientes a los pliegos del
desagregado del presupuesto de ingresos a nivel de pliego y específica del ingreso,
y de egresos por unidad ejecutora, de ser el caso, función, programa, subprograma,
actividad, proyecto, categoría de gasto, grupo genérico de gasto y fuente de
financiamiento, para los fines de la aprobación del presupuesto institucional de
2.2.1.4 Programación Presupuestaria
Según el autor, (ZAMBRANO Alfonso; 2009), se refiere:
•La programación presupuestaria se entiende como la instancia en donde se
establecen los objetivos específicos y las metas presupuestarias que serán
30 monetarios, contemplando también la unidad organizativa y el funcionario o los
funcionarios responsables. La programación presupuestaria contempla básicamente
cinco aspectos fundamentales:
- Objetivos específicos presupuestarios (metas del plan operativo anual)
- Metas presupuestarias (acciones del plan operativo anual)
- Acciones presupuestarias (actividades de las acciones del plan operativo anula)
- Expresión Financiera
- Unidad ejecutora y funcionario responsable
Las metas presupuestarias guardan correspondencia con las acciones del plan, las
cuales deben estar cuantificadas y cualificadas. Estas metas presupuestarias se
desagregan en acciones presupuestarias que deben tener un alto nivel de
desagregación, de manera que permita hacer el cálculo de los insumos físicos y
2.2.1.5 Fase de Evaluación Presupuestal
Según El autor, (TORRES, G; 2007) habla sobre:
•Fase del proceso presupuestario en la cual las entidades públicas determinan la
escala de prioridades de los objetivos institucionales del año fiscal; determinan la
demanda global de gasto y las metas presupuestarias compatibles con sus objetivos
institucionales y funciones; desarrollan los procesos para la estimación de los
fondos públicos con el objeto de determinar el monto de la asignación
presupuestaria; y definen la estructura del financiamiento de la demanda global de
gasto en función de la estimación de los fondos públicos.
El Ministerio de Economía y Finanzas, a propuesta de la Dirección Nacional del
entidad que se financie total o parcialmente con fondos del Tesoro Público. Dichos
aplicación de lo dispuesto.
31 Primero, los gastos de funcionamiento de carácter permanente, como es el caso de
las planillas del personal activo y cesante, no vinculados a proyectos de inversión,
así como sus respectivas cargas sociales;
Segundo, los bienes y servicios necesarios para la operatividad institucional;
Tercero, el mantenimiento de la infraestructura de los proyectos de inversión;
Cuarto, las contrapartidas que por efecto de contratos o convenios deban preverse;
Quinto; los proyectos en ejecución y finalmente, la ejecución de nuevos proyectos.
Según el autor, (BECERRIL, G; 2009) señala que:
•Es conveniente hacer notar que la experiencia permite observar que los
presupuestos públicos que se manejan a la esencia de que prevé la técnica de un
presupuesto por programas, ya que en la realidad las dependencias, principalmente
al estructurar sus presupuestos, no vinculan o asocian en forma directa los objetivos
y metas con los recursos a ampliar en su cumplimento, ya que en muchos casos las
unidades administrativas centrales de las dependencias, por desconocimiento, falta
de capacidad o simplemente por aspectos prácticos, realizan su estimación
presupuestal sobre la base del presupuesto anterior al que incrementa un porcentaje
fijo, que en muchas ocasiones es elevado.
2.2.1.6 El Proceso Presupuestario
Según el autor, (ÁLVAREZ Juan; 2010), señala: El proceso presupuestario es el conjunto de fases sucesivas, ordenadas y consecutivas que tienen por la finalidad
programar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades inherentes al flujo estimado
de ingresos y gastos en sus dimensiones físico financieras y administrativas durante
un periodo presupuestal que usualmente es de un año y se realiza a través de ciclo
presupuestal de programación, formulación, aprobación, ejecución, control y
•A través del cual define: la estructura funcional programática del presupuesto
institucional del pliego, se seleccionan las metas presupuestarias y se asigna el
presupuesto a cada uno de los componentes de la clasificación funcional
programática (función, programa, subprogramas, componentes metas, proyectos y
actividades) en función a las diferentes fuentes de financiamiento y a la cadena
32 •Es al fase del proceso presupuestario, durante el cual se concentra el flujo de
ingresos y gastos estimados durante las fases de programación y formulación del
presupuesto público orientado al cumplimiento de los objetivos y metas previstas, a
través de ésta fase se captan, recaudan y obtienen los recursos financieros para ser
aplicados o gastados en los programas, actividades y proyectos a través del registro
de compromisos presupuestarios, la fase de ejecución presupuestal comprende: La
programación de ingresos , a su vez éste comprende la estimación, la
determinación, y a percepción de fondos.
•La ejecución de las actividades y proyectos está constituida por el conjunto de
tareas o acciones destinadas a cumplir con los objetivos y metas presupuestarias
trazadas, a través del control de su ejecución real y efectiva que está dado por el
control del avance en el tiempo y el presupuesto, a través del control de la calidad y
de los costos así como en el control de avances de las metas.
•Indicador de Eficacia: Identifica el avance en la ejecución presupuestaria de los
ingresos y gastos, así como el grado de cumplimiento de las metas del pliego,
respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y al Presupuesto Institucional
Modificado (PIM).
•En la determinación del avance de la ejecución presupuestaria de los ingresos, se
relaciona la ejecución presupuestaria de los ingresos (recaudación, captación y
obtención de fondos públicos) a nivel de pliego presupuestario, fuente de
financiamiento, rubro y Sub genérica del ingreso, con el Presupuesto Institucional
2.2.1.7 Ejecución Presupuestal
Según el autor,(ÁLVAREZ Juan; 2010), menciona que, la Asignación presupuestaria de obra son los Recursos Públicos contenidos en el presupuesto
institucional aprobado y asignados a determinado proyecto, obra o actividad. Dichos
Recursos deben permitir lograr los Objetivos Institucionales de la entidad, debiendo
consignarse necesariamente en el Presupuesto Institucional como Condición
necesaria para su utilización.
Por tanto, cada obra por ejecutar debe contar necesariamente con la asignación
presupuestaria correspondiente de acuerdo al presupuesto aprobado, los mismos
que señalan los créditos presupuestarios aprobados anuales por cada partida
genérica y específica, no pudiéndose comprometer gastos de ejercicios pasados o
33 La Unidad Ejecutora, mediante la Oficina de Gestión Financiera y/o la Oficina de
Contabilidad General según corresponda, está facultada para contraer compromisos,
devengar gastos y ordenar pagos; asimismo actúa como unidad receptora de
recursos financieros y productora o administradora de bienes y servicios según sea
el caso. Es la responsable del registro en el SIAF-SP de la información generada por
las acciones antes descritas, debiendo rendir cuenta al Titular del Pliego, con copia a
la Oficina General de Planificación y Desarrollo, de los actos administrativos
realizados y del registro obligatorio en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – SEACE de la información relativa a las convocatorias y
procesos de selección a través de licitaciones públicas, concursos públicos,
adjudicaciones directas públicas y selectivas y adjudicaciones de menor cuantía,
incluidas las que se realizan a través de procedimientos especiales o modalidades
nuevas que realice la Universidad, ya que no se podrá suscribir ningún contrato si no
se ha realizado previamente el proceso de selección correspondiente y éste haya
sido reportado en el SEACE.
La Ejecución Presupuestaria, es la fase durante la cual se concreta el flujo de
ingresos y egresos previstos en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y en
el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) aprobados para el Año Fiscal 2013, en
concordancia con la Programación de Compromisos Anual - PCA.
La Oficina General de Planificación y Desarrollo a través de la Oficina de
Presupuesto, pone en conocimiento de las instancias pertinentes, el Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA) y la Programación de Gastos por toda Fuente de
Financiamiento, Categoría Presupuestal, Producto y/o Proyecto, Actividad, Obra y/o
Acción de Inversión,
Grupo Funcional, Meta, Genérica de Gastos y Específica del Gasto, aprobados por
el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General del
Presupuesto Público para el año 2014, a fin de que se pueda efectuar la
correspondiente ejecución mensual de los compromisos programados de
(I) Crédito Presupuestario
La asignación presupuestal debe contener los créditos presupuestarios aprobados
para cada partida de la obra a ejecutar, definiendo al presupuestario al crédito como
el monto límite de las asignaciones presupuestarias aprobadas a nivel de partidas
genéricas y específicas por actividades o Proyectos u obras públicas, con cargo a la
(II) Ejecución Presupuestaria
Según el autor, (ÁLVAREZ Juan; 2010), menciona que, La ejecución presupuestal es la certificación de los créditos presupuestarios y sus modificaciones. Por tanto,
cada obra por ejecutar debe contar necesariamente con la asignación
futuros, todos los gastos y desembolsos deben pertenecer al ejercicio vigente.
(compra de materiales de construcción pago de planilla, uso de servicios diversos
utilizados, y otros gastos comprometidos en la ejecución de la obra, etc.) durante el
año fiscal, las mismas que deben efectuarse con cargo a los créditos presupuestales
asignados, la ejecución presupuestal contiene las etapas de compromiso o gasto
comprometido, devengado, girado y. pagado, por otro lado, ejecución presupuestal
presupuestaria de los proyectos y obras se verifica cuando se registra los,
desembolsos efectuados al ejecutar las obras públicas.
La Ejecución del Gasto Público: es el proceso a través del cual se atienden las
obligaciones de gasto de la Institución con el objeto de cumplir con los objetivos
programados en el Presupuesto y con los productos y resultados previstos y de
acuerdo a los créditos presupuestarios autorizados en la Programación de
Compromisos Anual.
2.2.1.8 La Programación de Compromisos Anual- PCA:
Según el autor, (ÁLVAREZ Juan; 2010), menciona que, Es un instrumento de programación de gasto de corto plazo que permite compatibilizar el presupuesto
autorizado con el marco macroeconómico multianual; para efectos de su aplicación
a) Determinación: el monto inicial de la Programación de Compromisos Anual es determinada por la Dirección General de Presupuesto Público mediante Resolución
Directoral, en coordinación con la Dirección de Asuntos Económicos y Sociales del
b) Actualización: está a cargo de la Dirección General de Presupuesto Público y constituye la modificación del monto de la PCA durante el trimestre en los casos
previstos por Ley; de igual manera la DGPP efectúa la Revisión de oficio de la PCA
una vez concluida el trimestre. Excepcionalmente dentro del trimestre se podrán
efectuar actualizaciones en caso de transferencias financieras autorizadas por Ley o
de los créditos suplementarios con recursos ordinarios destinados a gastos
corrientes; en caso de créditos con otra fuente de financiamiento, el nivel de
compromiso con respecto a la PCA debe ser mayor al 90%. Par el caso de obras
deben existir los siguientes informes detallados:
 Meta física (obra) y Asignación presupuestal.
 Numero de Perfiles y expedientes Técnicos aprobados sobre perfiles y
expediente técnicos realizados.
 Presupuesto programado entre presupuesto asignado.
c) Las prioridades que asigne el Titular del Pliego para cada trimestre deben coadyuvar al cumplimiento de las Metas Presupuestarias de acuerdo a los Objetivos
Institucionales establecidos para el Año Fiscal 2013; en consecuencia no se
programarán requerimientos que no estén contenidos en el presupuesto 2013 y en el
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.
d) La Certificación del Crédito Presupuestario constituye un requisito indispensable para la realización de un gasto o compromiso. La Unidad Ejecutora
debe llevar el registro detallado de las certificaciones realizadas con el objeto de
determinar los saldos disponibles para la expedición de nuevas certificaciones.
Etapa Preparatoria.-. Las innovaciones que se han venido introducido en el último año buscan mejorar la eficacia en la gestión presupuestaria orientada a un
Presupuesto por Resultados, en tal sentido se deben tener en cuenta las siguientes
36 a) En primer lugar todas las Unidades Operativas de la entidad sin excepción
alguna, debieron elaborar y presentar oportunamente sus respectivos
presupuestos 2013 en el Aplicativo correspondiente de acuerdo a los
lineamientos establecidos por la Oficina de Planes y Proyectos; estos
requerimientos deben reflejarse necesariamente en el presupuesto Institucional
y en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.
b) En este sentido no se atenderá ningún requerimiento que no esté considerado
en el Plan Operativo ni en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del
presente año, para lo cual la Unidad Ejecutora, a través de las instancias
pertinentes (Unidad de Abastecimiento y/o Unidad de Contabilidad
Presupuestal), deben efectuar la verificación respectiva bajo responsabilidad
previo al compromiso.
c) Una vez realizada la verificación, se solicitará mediante el SIAF la
Certificación del Crédito Presupuestario, dicha certificación constituye un acto
administrativo mediante el cual se garantiza que se cuenta con el crédito
presupuestario suficiente para comprometer un gasto con cargo al presupuesto
institucional autorizado para el año 2013 y en función a la PCA. Para ello la
Oficina de Presupuesto evaluará la certificación solicitada y de encontrarla
justificada la aprobará vía SIAF.
2.2.1.9 Compromiso
El compromiso es el acto mediante el cual se acuerda ejecutar un gasto o
desembolso en la etapa de construcción de una obra pública luego del cumplimiento
de los trámites legales establecidos, el mismo que están previamente aprobados,
por un importe determinado o determinable afectando total o parcial los créditos
presupuestarios, en el marco de los presupuestos aprobados y las modificaciones
presupuestales realizadas
El compromiso se efectúa con posterioridad a la generación nacida de acuerdo a ley,
contrato o convenio, el compromiso debe afectarse previamente a la
correspondiente cadena funcional de gasto reduciendo su importe del saldo
Documentación de compromiso
Los documentos de compromiso constituyen un mecanismo utilizado para
materializar la obligación del Estado de reservar parte o la totalidad de la asignación
presupuestaria, cada compromiso Se opera a través de documentos
administrativos tales como:
 Orden de servicio
 Planilla única de pagos
 Remuneraciones y pensiones
 Nota de compromiso contratos
 Planilla de viáticos,
 Sentencia judicial con calidad de cosa juzgada y normas legales que autorice
el gasto o desembolso.
Se llama así al documento que establece la autorización máxima mensual trimestral
para la ejecución de egresos o gastos en la ejecución de una obra, que se sujeta a
la disponibilidad efectiva de los Recursos públicos y establece el monto máximo para
comprometer mensualmente, dentro del marco de las Asignaciones presupuestarias
aprobados en el presupuesto Institucional del pliego y de acuerdo a la disponibilidad
financiera de la caja Fiscal; es aprobado por la dirección nación de presupuesto
Público teniendo en cuenta la asignac6n presupuestaria trimestral y la Programación
Mensual del gasto a nivel de unidad gestora, unidad ejecutora, función, programa.
Fuente de financiamiento y grupo genérico de gasto
El compromiso se sustenta en lo siguiente:
a) En materia de Personal y
Pensiones.-El documento de Compromiso es la Planilla Única de Remuneraciones y Pensiones, que sirve para materializar la Obligación de la Unidad Ejecutora. La información fuente requerida para la formulación de las Planillas de las Genéricas
del Gasto 2.1: Personal y Obligaciones Sociales, y 2.2: Pensiones y Otras
Prestaciones Sociales será presentada en un sólo informe y bajo responsabilidad a
Ejecución presupuestal de obras públicas por administración directa, en el Gobierno Regional de Madre de Dios, periodo 2017
1 UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO FACULTA DE CIENCIAS ECON?MICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD TITULO DE LA TESIS ?EJECUCI?N PRESUPUESTAL DE OBRAS P?BLICAS POR
Ejecución de obras por modalidad de organizaciones representativas de la comunidad y los factores limitantes en las liquidaciones de obras sociales en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, Cusco periodo 2016 2017
FACULTAD DE CIENCIAS ECON?MICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD TESIS EJECUCI?N DE OBRAS POR MODALIDAD DE ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS DE LA COMUNIDAD Y LOS
Liquidación técnica y financiera de obras de inversión en la Municipalidad Distrital de Combapata – Canchis – Cusco periodo 2016 – 2017
FACULTAD DE CIENCIAS ECON?MICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD TESIS ?LIQUIDACI?N T?CNICA Y FINANCIERA DE OBRAS DE INVERSI?N EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
Ejecución de obras públicas por administración directa y liquidación técnica y financiera en la municipalidad provincial de Canchis Cusco periodo 2017
UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO FACULTAD DE CIENCIAS ECON?MICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD TESIS EJECUCI?N DE OBRAS P?BLICAS POR ADM INISTRACI?N DIRECTA Y
Control interno y la ejecución presupuestal de recursos ordinarios de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Madre de Dios – 2017
UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO FACULTAD DE CIENCIAS ECON?MICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD TESIS CONTROL INTERNO Y LA EJECUCI?N PRESUPUESTAL DE RECURSOS
Ejecución presupuestal y gestión institucional del Gobierno Regional de Madre de Dios sede central, 2016
UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO FACULTAD DE CIENCIAS ECON?MICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD TESIS ?Ejecuci?n Presupuestal y Gesti?n Institucional del
Análisis de la ejecución presupuestal en el marco de las inversiones en la municipalidad distrital de Omacha, Paruro, Cusco 2013 2017
i UNIVERSIDAD PERUANA UNI?N FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Escuela Profesional de Contabilidad An?lisis de la ejecuci?n presupuestal en el marco de las inversiones en la municipalidad
La ejecución presupuestal y el cumplimiento de las metas físicas programadas de una obra de EMAPA San Martín S A en el año 2015
UNIVERSIDAD PERUANA UNI?N FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Escuela Profesional de Administraci?n La ejecuci?n presupuestal y el cumplimiento de las metas f?sicas programadas de una obra
UNIVERSIDAD PERUANA UNI?N UNIVERSIDAD PERUANA UNI?N FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Escuela Profesional de Contabilidad Evaluaci?n de la ejecuci?n presupuestal de la Municipalidad
UNIVERSIDAD PERUANA UNI?N FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Escuela Profesional de Contabilidad Evaluaci?n del control interno y ejecuci?n presupuestal de la municipalidad distrital de
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MART?N FACULTAD DE CIENCIAS ECON?MICAS ESCUELA ACAD?MICA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD TARA POTO "DETERMINACI?N DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA 'NTEGRADO DE
Ejecución de cobranza coactiva por multa administrativa y su incidencia en la liquidez de la Empresa Inversiones Renzo E I R L, en el distrito de Tarapoto, año 2016
vi vii UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MART?N TARAPOTO FACULTAD DE CIENCIAS ECON?MICAS ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Ejecuci?n de cobranza coactiva por multa administrativa y su
Evaluación de la ejecución presupuestal del programa generación del empleo social inclusivo Trabaja Perú y su influencia en el desarrollo económico de la Región San Martin, periodo 2012 – 2013 2014
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MART?N FACULTAD DE CIENCIAS ECON?MICAS ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOM?A INFORME FINAL DE TESIS EVALUACI?N DE LA EJECUCI?N PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA GENERACI?N DEL

References: artículo 78
 Resolución 
 Resolución 

Resolución 

Resolución 
 Artículo 3
 artículo 6

Artículo115
 Artículo 43
 Resolución