Source: http://www.monitoruljuridic.ro/act/ordin-nr-2-288-din-30-iulie-2008-privind-lansarea-cererii-de-propuneri-de-proiecte-de-investitii-pentru-domeniul-major-de-interventie-3-diversificarea-retelelor-de-interconectare-in-vederea-cresterii-96468.html
Timestamp: 2019-12-08 20:40:20+00:00

Document:
ORDIN nr. 2.288 din 30 iulie 2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii pentru domeniul major de interventie 3 "Diversificarea retelelor de interconectare in vederea cresterii securitatii furnizarii energiei", operatiunea 4.3 "Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene" din cadrul axei prioritare 4 "Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii in contextul combaterii schimbarilor climatice" a Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice"(POS CCE)
│   Analiza socioeconomicã anterioarã furnizeazã informaţii privind rata      │
│internã de rentabilitate a proiectului. Analiza financiarã stabileşte        │
│deficitul de finanţare şi impactul contribuţiei comunitare asupra            │
│viabilitãţii financiare a proiectului. A se completa aceste informaţii cu    │
│elementele prezentate în continuare.                                         │
G.1. Concurenţã
Acest proiect beneficiazã de ajutoare de stat?
[] Da   [] Nu
În caz afirmativ, a se furniza datele urmãtoare în tabelul prezentat în
continuare: valoarea ajutorului; pentru un ajutor autorizat, numãrul
ajutorului de stat şi referinţa scrisorii de autorizare; pentru un ajutor
care beneficiazã de o exceptare pe categorii, numãrul de înregistrare
respectiv; iar pentru un ajutor notificat în instanţã, numãrul ajutorului de stat*19).
*19) Prezenta cerere nu înlocuieşte notificarea cãtre Comisie prevãzutã la
articolul 88 alineatul (3) din tratat. O decizie pozitivã a Comisiei privind
proiectul major în temeiul  Regulamentului (CE) nr. 1083/2006  al Consiliului
nu echivaleazã cu o aprobare a ajutorului de stat.
─────────────────────────┬──────────┬───────────────┬────────────────────────
Sursele ajutorului   │Valoarea  │Nr. ajutorului │  Referinţa
(locale, regionale,  │ajutorului│de stat/nr. de │ scrisorii de
naţionalã,        │ (în EUR) │înregistrare al│   autorizare
comunitarã):       │          │ajutorului cu  │
│          │ exceptare pe  │
│          │ categorii     │
─────────────────────────┼──────────┼───────────────┼────────────────────────
Regimuri de ajutoare    │          │               │
aprobate, ajutor ad-hoc │          │               │
autorizat sau ajutor    │          │               │
reglementat de o        │          │               │
exceptare pe categorii: │          │               │
●.......................│          │               │
..........              │          │               │
Ajutor prevãzut în      │          │               │
temeiul notificãrilor în│          │               │
instanţã (ajutor sau    │          │               │
regim ad-hoc):          │          │               │
Ajutoare pentru care    │          │               │
existã o notificare     │          │               │
nesoluţionatã (ajutor   │          │               │
sau regim ad-hoc):      │          │               │
.........               │          │               │
Totalul ajutoarelor     │          │               │
acordate:               │          │               │
Cost total al           │          │               │
proiectului de          │          │               │
investiţii              │          │               │
─────────────────────────┴──────────┴───────────────┴────────────────────────
G.2. Impactul participãrii comunitare asupra punerii în aplicare a
Pentru fiecare rãspuns afirmativ, a se preciza:
Participarea comunitarã:
(a) va contribui la accelerarea punerii în aplicare a proiectului?
[]  Da  []  Nu
(b) va fi esenţialã pentru punerea în aplicare a proiectului?
H. PLAN DE FINANŢARE
Suma prevãzutã de decizie şi celelalte informaţii financiare conţinute
în prezenta secţiune trebuie sã fie conforme cu baza de calcul (cost total
sau public) a ratei de cofinanţare a axei prioritare. Spre deosebire de
cheltuielile private eligibile, cheltuielile private neeligibile pentru
finanţare în cadrul axei prioritare nu pot fi incluse în costurile
H.1. Defalcarea costurilor
─────────────────────────────────┬────────────┬────────────────┬─────────────
EURO                            │   COST     │    COSTURI     │  COSTURI
│ TOTAL AL   │ NEELIGIBILE*1) │ ELIGIBILE
│PROIECTULUI │                │
│   (A)      │    (B)         │ (C)=(A)-(B)
─────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────
1. Onorarii (planificare şi     │            │                │
concepţie)                      │            │                │
2. Achiziţie de teren           │            │                │
3. Construcţii                  │            │                │
4. Instalaţii şi utilaje        │            │                │
5. Cheltuieli neprevãzute*2     │            │                │
6. Publicitate                  │            │                │
7. Supraveghere în timpul       │            │                │
executãrii lucrãrilor de        │            │                │
construcţii                     │            │                │
8. Subtotal                     │            │                │
9. (TVA*3)                      │            │                │
10. TOTAL                       │            │                │
─────────────────────────────────┴────────────┴────────────────┴─────────────
*1) Costurile neeligibile cuprind: (i) cheltuielile apãrute în afara
perioadei de luare în considerare a eligibilitãţii;(ii) cheltuielile
neeligibile în temeiul normelor naţionale [articolul 56 alineatul (4) din
Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006] şi (iii) alte cheltuieli
neprezentate pentru cofinanţare. NB: Data de luare în considerare a
eligibilitãţii cheltuielilor este cea de primire de cãtre Comisie a
cererii privind programul operaţional/a documentului unic de programare în
cauzã sau data de 1 ianuarie 2007, fiind reţinutã data cea mai recentã
*2) Provizioanele pentru cheltuieli neprevãzute nu pot depãşi 10 % din
costul de investiţie total net al cheltuielilor neprevãzute. Aceste
provizioane pentru cheltuieli neprevãzute pot fi incluse în costurile
totale eligibile utilizate pentru calcularea contribuţiei financiare a
fondurilor - secţiunea H.2.
*3) În cazul în care TVA-ul este considerat eligibil, a se furniza
H.2. Resurse totale prevãzute şi participare prevãzutã a fondurilor
H.2.1. Calcularea participãrii comunitare
────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────
│ Valoare
────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────
1. Suma prevãzutã, şi anume "baza pe care se aplicã rata de        │
cofinanţare a axei prioritare" [articolul 41 alineatul (2) din     │
Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006] (cu respectarea            │
participãrii publice maxime prevãzute de normele în materie de     │
ajutoare de stat şi excluderea cheltuielilor neeligibile)          │
2. Ratã de cofinanţare a axei prioritare (%)                       │
3. Participare comunitarã (în EUR) = (1) x (2)                     │
────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────
H.2.2. Surse de cofinanţare
Date fiind rezultatele calculãrii subvenţiei (H.2.1 în conformitate cu
normele privind ajutorul de stat), costul total de investiţie al proiectului
este suportat din urmãtoarele surse:
────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────
Sursã de finanţare a costului total de investiţie (în EUR)  │din care
│ (pentru
│informare)
────────────┬───────────┬────────────┬───────────┬──────────────┼──────────────
Cost total │Participare│Participare │Participare│Alte surse    │ Împrumuturi
de     │comunitarã │publicã     │ privatã   │  (a se       │    BEI/FEI:
investiţie │ [H.2.1.3] │naţionalã   │naţionalã  │ preciza)     │
[H.1.10, │           │  (sau      │           │              │
coloana A] │           │echivalentã)│           │              │
────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────
(a) = (b) + │           │            │           │              │
(c) + (d) + │    (b)    │     (c)    │   (d)     │     (e)      │    (f)
(e)      │           │            │           │              │
────────────┴───────────┴────────────┴───────────┴──────────────┴──────────────
Detaliile deciziei sau deciziilor de acordare a unei finanţãri publice
naţionale (împrumuturi etc.) trebuie furnizate în secţiunea D.2.3
anterioarã.
Eventualele împrumuturi sunt atribuite organismului responsabil din punct
de vedere juridic cu rambursarea acestora, şi anume, dupã caz, un organism
naţional public sau privat. Numai suma împrumuturilor obţinute de la
BEI/FEI trebuie sã facã obiectul unei declaraţii distincte pentru informare.
H.3. Plan anual de finanţare a participãrii comunitare
Participarea comunitarã (H.2.1.3) este prezentatã în continuare ca procent
din angajamentul anual al programului.
──────────┬────────┬───────┬───────┬────────┬────────┬───────┬───────
(în      │ 2007   │ 2008  │ 2009  │  2010  │  2011  │ 2012  │  2013
EUR)     │        │       │       │        │        │       │
──────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────
FEDR     │        │       │       │        │        │       │
──────────┴────────┴───────┴───────┴────────┴────────┴───────┴───────
I. COMPATIBILITATE CU POLITICILE ŞI LEGISLAŢIA COMUNITARE
│   Articolul 9 alineatul (5) din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006      │
│prevede cã "operaţiunile finanţate din fonduri sunt conforme cu dispoziţiile │
│tratatului şi ale actelor adoptate în temeiul acestuia". Pe lângã elementele │
│indicate anterior, a se furniza urmãtoarele date:                            │
I.1. Alte surse comunitare de finanţare
I.1.1. Acest proiect a fãcut obiectul unei alte cereri de intervenţie
comunitarã (FEDR, FSE,
Fond de coeziune, buget RTE-T, LIFE+ ...)?
Da   []   Nu   []
În caz afirmativ, a se preciza (instrumentul în cauzã, numere de referinţã,
date, sume solicitate, sume acordate etc.):
I.1.2. Acest proiect este complementar unui proiect finanţat sau care
trebuie finanţat de FEDR, FSE, Fondul de coeziune, bugetul RTE-T sau altã
sursã comunitarã de finanţare?
În caz afirmativ, a se preciza (a se furniza informaţii detaliate, numere
de referinţã, date, sume solicitate, sume acordate etc.):
I.1.3. Acest proiect a fãcut obiectul unei cereri de împrumut sau de
participare a BEI/FEI?
În caz afirmativ, a se preciza (instrumentul financiar în cauzã, numere de
referinţã, date, sume solicitate, sume acordate etc.):
I.2. Proiectul face obiectul unei proceduri juridice privind respectarea
legislaţiei comunitare?
În caz afirmativ, a se preciza:
I.3. Mãsuri de publicitate
A se preciza mãsurile de publicitate propuse pentru aducerea la cunoştinţã
a intervenţiei comunitare (de exemplu, natura mãsurii, descriere succintã,
costuri prevãzute, duratã etc.):
I.4. Rolul JASPERS în pregãtirea proiectului
I.4.1. Asistenţa tehnicã JASPERS a contribuit la o parte a pregãtirii
I.4.2. A se descrie elementele proiectului pentru care a intervenit JASPERS
(de exemplu, conformitatea cu mediul, contractele de achiziţii publice,
revizuirea descrierii tehnice)
I.4.3. Care au fost principalele concluzii şi recomandãri ale intervenţiei
JASPERS? Au fost luate ele în considerare la definitivarea proiectului?
I.5. Antecedente în materie de recuperare
Întreprinderea beneficiarã a fãcut sau face în prezent obiectul unei
proceduri*20) de recuperare a unui ajutor comunitar în urma transferului
unei activitãţi productive în cadrul unui stat membru sau cãtre un alt stat membru?
*20) În temeiul articolului 57 alineatul (3) din Regulamentul Consiliului
nr. 1083/2006.
J. AVIZUL AUTORITĂ?ŢII NAŢIONALE COMPETENTE (AUTORITATE DE MANAGEMENT)
Confirm cã informaţiile prezentate în prezentul formular sunt precise şi
(AUTORITATE DE MANAGEMENT)
DATÃ : ...................................................................
DECLARAŢIA AUTORITÃŢII RESPONSABILE CU MONITORIZAREA SITURILOR
Autoritatea responsabilã ....... dupã ce a examinat cererea privind proiectul ...... care trebuie realizat la ....... declarã cã proiectul nu poate avea un impact semnificativ asupra unui sit NATURA 2000, din urmãtoarele motive:
Prin urmare, nu este consideratã necesarã o evaluare în conformitate cu articolul 6 alineatul (3).
Se anexeazã o hartã la scara 1:100 000 (sau la scara cea mai apropiatã), care indicã localizarea proiectului, precum şi, dupã caz, siturile NATURA 2000 în cauzã.
Data (zz/ll/)
(autoritate responsabilã cu monitorizarea siturilor NATURA 2000)
Ştampila oficialã:
(Fara aplicabilitatea regulilor de ajutor de stat)
Nr. ........... /.................
Ministerul Economiei si Finantelor, in calitate de Organism Intermediar pentru Energie (in continuare OIE), in numele si pentru Autoritatea de Management a Programului Oprational Sectorial "Cresterea competitivitatii Economice" (in continuare AM), cu sediul in ......, Tel./fax ..........., posta electronicã ........... , cod de inregistrare fiscala ........., reprezentata legal de ........., in functia de ........., pe de o parte
Persoana Juridica ....... infiintata la data de ....., Cod de inregistrare fiscala ......., cu sediul in Str. ......, Judetul ........., cod postal ........, Tel. ......., Fax ........, reprezentata prin ............ in functia de ....... identificat prin B.I / C.I / PASS Seria ........ Nr. ........... CNP .......... in calitate de Beneficiar pe de alta parte,
au convenit incheierea prezentului Contract pentru acordarea finantarii nerambursabile in baza Cererii de finantare nr. ...... in urmatoarele conditii:
(1) Obiectul acestui Contract il reprezinta acordarea finantarii nerambursabile de catre AM, pentru implementarea Proiectului nr. ....... <cod SMIS> intitulat: <titlul>, denumit in continuare Proiect.
(2) Beneficiarului i se va acorda finantarea nerambursabila in termenii si conditiile stabilite in prezentul Contract si anexele acestuia, pe care Beneficiarul declara ca le cunoaste si le accepta.
(3) Cererea de finanţare depusã de Beneficiar, verificatã şi, eventual, modificatã şi/sau completatã pe parcursul procedurii de evaluare şi selectie, devine anexã la prezentul Contract, facând parte integrantã din acesta.
(4) Beneficiarul accepta finantarea nerambursabila si se angajeaza sa implementeze Proiectul pe propria raspundere, in conformitate cu prevederile cuprinse in prezentul Contract si cu legislatia nationala si comunitara.
(1) Contractul se incheie si produce efecte de la data semnãrii de cãtre pãrţi.
(2) Data inceperii implementarii Proiectului este ...............
(3) Perioada de implementare a Proiectului este de ........... luni/ani.
(4) Contractul inceteaza de drept la 3 ani de la data inchiderii oficiale a POS CCE.
(5) Pana la incetarea de drept a Contractului, Beneficiarul va avea obligatia de a pastra si de a pune la dispozitia OIE, AM, Autoritatii de Certificare si Plata, Autoritatii de Audit, Comisiei Europene si oricarui alt organism abilitat de a efectua verificari asupra modului de utilizare a finantarii nerambursabile, toate documentele originale aferente Proiectului, inclusiv inventarul asupra activelor dobândite prin Instrumentele Structurale.
(1) Valoarea totala a Proiectului care face obiectul finantarii nerambursabile este <......> lei (in cifre si litere):
- valoare totala eligibila in suma de .......
- valoare neeligibila in suma de .......
┌────────────┬──────────┬─────────┬───────────┬──────────────┬─────────────────┐
│Valoarea    │Valoarea  │Valoarea │Valoarea   │Co-finantarea │Valoarea         │
│totala a    │totala    │eligibila│eligibila  │eligibila a   │neeligibila      │
│proiectului,│eligibila │nerambur-│nerambur-  │Beneficiarului│a proiectului    │
│din care:   │a Proiec- │sabila   │sabila     │      (lei)   │     (lei)       │
│(lei)       │tului, din│din FEDR │din bugetul│              │                 │
│            │care:     │ (lei)   │national   │              │                 │
│            │(lei)     │         │ (lei)     │              │                 │
├────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────────┼─────────────────┤
│ 1 = 2 + 6  │ 2=3+4+5  │    3    │    4      │      5       │       6         │
└────────────┴──────────┴─────────┴───────────┴──────────────┴─────────────────┘
(2) AM se angajeaza sa acorde o finantare nerambursabila de maxim <......> lei (cifre si litere), echivalenta cu ......... ...% din valoarea totala eligibila a Proiectului specificata la art. 3 (1); in cazul in care, la sfârsitul Proiectului, valoarea totala eligibila este mai mica decât valoarea totala eligibila contractata, suma acordata de AM se va reduce corespunzator.
(3) Valoarea totala eligibila aprobata prin prezentul Contract nu poate fi modificata in sensul majorarii acesteia fata de valoarea convenita prin contractul de finantare.
(4) Beneficiarul poate solicita modificari in cadrul structurii aprobate privind cheltuielile eligibile daca acestea nu afecteaza scopul principal al proiectului, iar impactul financiar se limiteaza la transferul de maxim 10% din suma inscrisa initial intr-o categorie de cheltuieli eligibile in cadrul celorlalte categorii de cheltuieli eligibile cuprinse in cererea de finantare, fara a se modifica valoarea totala eligibila a proiectului. Nu trebuie sa se depaseasca limitele maxime impuse de prevederile regulamentelor comunitare, de legislatia nationala si de regulile de eligibilitate stabilite de AM POS CCE.
ARTICOLUL 4 - PROIECT GENERATOR DE VENITURI (daca este cazul)
(1) Beneficiarul este obligat sa declare toate veniturile nepreconizate la data aprobarii Proiectului si direct realizate in timpul implementarii acestuia si ca rezultat al implementarii, timp de 5 ani dupa finalizarea proiectului. Valoarea totala eligibila a Proiectului va fi diminuata corespunzator valorii veniturilor respective.
(2) Prin "proiect generator de venituri", in sensul cu art. 55 din Regulamentul 1083/2006, se intelege orice operatiune care implica o investitie intr-o infrastructura a carei utilizare este supusa unor redevente suportate direct de utilizatori sau orice operatiune care implica vânzarea sau inchirierea unui teren sau a unui imobil sau orice alta furnizare de servicii contra unei plati.
(3) Cheltuielile eligibile legate de un proiect generator de venituri nu depasesc valoarea reala a costului de investitie cu deducerea valorii reale a veniturilor nete in urma investitiei pe parcursul unei perioade de referinta determinate pentru:
(a) investitiile intr-o infrastructura sau
(b) alte proiecte pentru care este posibil sa se estimeze obiectiv veniturile in prealabil.
(4) In cazul in care costul de investitie nu este integral eligibil pentru o cofinantare, veniturile nete sunt alocate pe o baza proportionala partilor eligibile din costul de investitie si celor neeligibile.
(5) Pentru acest calcul, OIE tine seama de perioada de referinta adecvata pentru categoria de investitie in cauza, categoria proiectului, rentabilitatea preconizata in mod normal, tinând seama de categoria de investitii in cauza, de aplicarea principiului "poluatorul plateste" si, dupa caz, de consideratii de echitate legate de prosperitatea relativa a statului membru respectiv.
ARTICOLUL 5 - CHELTUIELI ELIGIBILE
(1) Sunt eligibile acele cheltuieli prevazute in Cererea de finantare aprobata - Anexa 6 la prezentul Contract si realizate in conformitate cu prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 759/2007 cu completarile si modificarile ulterioare si ale Ordinului MEF nr...... de aprobare a listei de cheltuieli eligibile, cu completarile si modificarile ulterioare.
(2) Cheltuielile pentru obiectivele de investitii realizate in regie proprie nu sunt eligibile daca nu este specificat altfel in Ordinul..... de aprobare a listei de cheltuieli eligibile cu completarile si modificarile ulterioare.
(4) TVA este o cheltuiala neeligibila.
(5) Asigurarea sumelor necesare platii cheltuielilor neeligibile este responsabilitatea beneficiarilor de proiecte finantate din instrumente structurale.
ARTICOLUL 6 - RAMBURSAREA CHELTUIELILOR
(1) AM va autoriza cererile de rambursare in urma verificarii de catre OIE a documentelor justificative prezentate de beneficiar in maxim 80 de zile calendaristice de la data depunerii a acestora la OIE, iar OIE va informa beneficiarii cu privire la sumele autorizate, in cadrul aceluiasi termen.
(2) Rambursarea se va efectua de catre Unitatea de Plata pentru POS CCE, in termen de 10 zile calendaristice de la data la care beneficiarul a fost informat cu privire la suma autorizata, in lei in urmatorul cont:
(3) AM sau OIE poate prelungi termenele prevãzute la alin. (1) şi (2), cu informarea în prealabil a Beneficiarului, în situaţii justificate legate de solicitarea de documente şi clarificãri, precum şi în situaţia organizãrii unor misiuni de control anterioare autorizãrii plãţii.
(4) Beneficiarul va depune la OIE pentru rambursarea cheltuielilor eligibile urmatoarele documente (sau alte documente cu valoare probatorie echivalenta):
- Cerere de rambursare (Anexa 4) - 4 exemplare
- Raport de progres (Anexa 5)
- Copii certificate, care sa contina mentiunea "conform cu originalul", stampila beneficiarului si semnatura reprezentantului legal al acestuia, dupa urmatoarele documente: facturi, documente de plata, extrase bancare, alte documente justificative
- Pentru procedura de achizitii: dovada publicitatii, criterii de selectie, raport de atribuire a contractului; documente similare acestora
- Pentru informare si publicitate: fotografii, anunturi, comunicate, documente pentru evidentierea platii publicitatii radio/TV
- Pentru achizitii de bunuri: copie certificata NIR, copie certificata dupa procesul verbal de predare-primire a bunurilor sau dupa procesul verbal de punere in functiune sau alte documente corespunzatoare.
- Pentru executie de lucrari de constructii: copii certificate dupa procesele verbale de verificare pe faze determinate de executie avizate de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, copii certificate dupa rapoartele dirigintelui de santier
(5) Facturile trebuie sa mentioneze detaliat bunul achizitionat, serviciul prestat sau lucrarea efectuata. Pentru evitarea dublei finantari, toate facturile vor fi inscriptionate, sub semnatura reprezentantului legal al beneficiarului, cu numarul contractului de finantare si programul prin care este finantat (POS CCE).
(6) AM sau OIE au dreptul de a solicita documente suplimentare pentru elucidarea eventualelor neclaritati, in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii cererii.
(7) Cererea de rambursare se poate depune pentru fiecare achizitie de bunuri, numai dupa punerea lor in functiune sau intocmirea procesului verbal de predare-primire, precum si pentru prestari servicii, dupa acceptarea rezultatelor acestora de catre beneficiar. Pentru executia de lucrari se accepta rambursarea cheltuielilor pe faze determinate de executie.
(8) Beneficiarii pot opta pentru depunerea unei singure cereri de rambursare, la sfârsitul proiectului.
(9) Rambursarea cheltuielilor se va estima in graficul de rambursare de mai jos:
┌───────────┬─────────────┬──────────┬────────────┬───────────┬─────────────┐
│Cerere de  │Activitate/  │   Suma   │Deducere    │  Suma     │             │
│rambursare │subactivitate│estimativa│prefinantare│estimativa │     Data    │
│   nr.     │             │          │(daca este  │   de      │    depunerii│
│           │             │          │  cazul)    │rambursat  │             │
│           │             ├──────────┼────────────┼───────────┤             │
│           │             │   (1)    │    (2)     │(3)=(1)-(2)│             │
├───────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│    1      │             │          │            │           │Pâna la .....│
│    2      │             │          │            │           │Pâna la .....│
│    3      │             │          │            │           │Pâna la .....│
│    4      │             │          │            │           │Pâna la .....│
│    5      │             │          │            │           │Pâna la .....│
│Total buget│             │          │            │           │             │
└───────────┴─────────────┴──────────┴────────────┴───────────┴─────────────┘
(10) Daca beneficiarul nu depune ultima cerere de rambursare la data mentionata in grafic si nu justifica in scris motivele nerespectarii acesteia, OIE are dreptul de a rezilia contractul cu recuperarea integrala a sumelor rambursate.
(11) Plata finala pe baza ultimei cereri de rambursare va fi de minimum 20% din valoarea finantata din fonduri publice, conform contractului de finantare, si se va efectua, daca nu se convine altfel, numai daca se dovedeste obtinerea performantelor tehnice si economice prevazute in studiul de fezabilitate si acceptate in urma selectiei proiectului, prin realizarea punerii in functiune, efectuarea testului de performanta, realizarea receptiei finale, cu sau fara validarea rezultatelor de catre un tert certificat si preluarea de catre personalul de exploatare, fiecare dintre acestea dovedite prin mijloacele de proba necesare. Plata finala este conditionata si de obtinerea unui raport independent de audit final favorabil.
(12) OIE sau AM poate suspenda, aproba partial sau respinge la plata o cerere de rambursare in cazul detectarii unei cheltuieli neeligibile sau in cazul nerespectarii prevederilor contractuale sau legale aplicabile.
ARTICOLUL 7 - OBLIGATIILE PARTILOR
A. Obligatiile Beneficiarului
(1) Beneficiarul trebuie sa asigure implementarea Proiectului in conformitate cu cele asumate prin Cererea de finantare aprobata. Beneficiarul va fi singurul raspunzator in fata OIE pentru implementarea Proiectului.
(2) In situatia in care beneficiarul nu realizeaza integral indicatorii proiectului asumati prin contract, finantarea nerambursabila acordata va fi redusa fie proportional fie in cazuri justificate, cu luarea in considerare a specificului proiectului.
(3) In cazul subcontractarii in tot sau in parte a managementului de proiect, în condiţiile legii, responsabilitatea revine in exclusivitate Beneficiarului.
(4) Beneficiarul trebuie sa implementeze Proiectul cu maximum de profesionalism, eficienta si vigilenta in conformitate cu cele mai bune practici in domeniul vizat si in concordanta cu prevederile acestui Contract.
(5) Beneficiarul isi va asuma integral raspunderea pentru prejudiciile cauzate tertilor din culpa sa pe parcursul implementarii Proiectului. OIE va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate tertilor din culpa Beneficiarului.
(6) Beneficiarul are obligatia de a solicita aprobarea OIE pentru orice propunere de modificare intervenita in bugetul previzionat al Proiectului si aprobat prin prezentul Contract, cu mentionarea motivelor care au condus la aceasta, in vederea incheierii unui act aditional.
(7) Pe toata perioada de implementare a proiectului, in situatia in care sunt diferente fata de graficul de rambursare prevazut in contract, Beneficiarul va transmite OIE, previziuni privind fluxurile financiare trimestriale, cu 45 de zile anterior inceputului trimestrului pentru care se preconizeaza modificari.
(8) Beneficiarul este obligat sa raporteze lunar/trimestrial progresul inregistrat in implementarea Proiectului, prin intermediul unui Raport de Progres, in conformitate cu Anexa 5.
b) Control si Audit
(9) Beneficiarul are obligatia sa furnizeze orice informatii de natura tehnica sau financiara legate de Proiect solicitate de catre AM, OIE, Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatea de Audit, Comisia Europeana sau orice alt organism abilitat conform legislatiei in vigoare sa verifice sau sa realizeze controlul/auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinantate din instrumente structurale.
(10) Beneficiarul are obligatia sa asigure toate conditiile pentru efectuarea verificarilor, punând la dispozitie, la cerere si in termen, documentele solicitate si asigurând disponibilitatea si prezenta personalului implicat in implementarea proiectului, precum si a managerului proiectului verificat sau auditat, pe intreaga durata a verificarilor.
(11) Beneficiarul se angajeaza sa acorde dreptul de acces la locurile si spatiile unde se implementeaza sau a fost implementat Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum si la toate documentele si fisierele informatice privind gestiunea tehnica si financiara a Proiectului.
c) Politici comunitare si nationale
(12) Beneficiarul este obligat sa respecte prevederile aplicabile cuprinse in cererea de finantare si legislatia aferenta referitoare la asigurarea conformitatii cu politicile Uniunii Europene si nationale, in special cele privind achizitiile publice, egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila, informarea si publicitatea.
d) Achizitii
(13) Pentru implementarea prezentului Proiect, Beneficiarul are obligatia de a respecta prevederile legislatiei nationale in domeniul achizitiilor publice.
(14) In cazul contractelor de furnizare si de servicii, nu vor fi acceptate cazuri de subcontractare a contractelor incheiate in vederea implementarii proiectului in proportie mai mare de 75%. In cazul contractelor de lucrari se poate accepta o subcontractare in proportie mai mare de 75%, cu respectarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice.
e) Asigurarea co-finantarii si a cheltuielilor neeligibile
(15) Beneficiarul este obligat sa asigure sumele necesare co-finantarii cheltuielilor eligibile si a finantarii cheltuielilor neeligibile in vederea implementarii Proiectului.
f) Evaluare
(16) Beneficiarul isi asuma obligatia de a furniza OIE, AM, Comisiei Europene si/sau agentilor lor autorizati orice document sau informatie, in termenul solicitat, in vederea realizarii evaluarii POS CCE si/sau a Proiectului implementat. Cu acordul AM, rezultatul evaluarii va fi pus la dispozitia Beneficiarului de catre OIE.
g) Evidenta contabila distincta
(17) Beneficiarul trebuie sa tina o evidenta contabila distincta, folosind conturi analitice distincte pentru Proiect.
(18) Beneficiarul este obligat sa informeze OIE cu privire la modul in care se realizeaza evidenta contabila distincta privind proiectul, transmitând OIE, in termen de 30 de zile calendaristice de la incheierea contractului, o notificare conform Anexei 8 la prezentul contract.
h) Pastrarea documentelor
(19) Beneficiarul are obligatia de a pastra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitatile si cheltuielile eligibile in vederea asigurarii unei piste de audit adecvate, in conformitate cu regulamentele comunitare si nationale. Toate documentele vor fi pastrate inclusiv pe o perioada de 3 ani de la inchiderea oficiala a POS CCE, fãrã a se încãlca termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silita a creantelor fiscale prevãzut în legislaţia naţionalã.
(20) Documentele trebuie sa fie usor accesibile si pastrate astfel incât sa permita verificarea lor, in conformitate cu Anexa 8.
(21) Beneficiarul este obligat sa informeze OIE cu privire la locul pastrarii documentelor, transmitând OIE, in termen de 30 de zile calendaristice de la incheierea contractului, o notificare conform Anexei 8 la prezentul contract.
i) Modificari substantiale
(22) Beneficiarul este obligat sa nu faca modificari substantiale ale proiectului pe o perioada de 5 ani de la finalizarea Proiectului (data ultimei plati), sub sanctiunea rezilierii contractului cu sistarea finantarii nerambursabile si recuperarea integrala a sumelor acordate pâna in acel moment, in conformitate cu legislatia nationala.
(23) Modificarile substantiale la un proiect sunt acelea care:
a. afecteaza major natura si conditiile de implementare sau ofera unui tert un avantaj necuvenit si
b. rezulta de asemenea dintr-o schimbare a naturii proprietatii unui articol de infrastructura, o incetare sau schimbare in localizare a investitiei sau incetarea unei activitati de productie (dupa caz, unde se aplica).
Beneficiarul are obligatia de a informa OIE in termen de 15 de zile calendaristice de la data aparitiei oricarei modificari de mai sus.
(24) Finantarea nerambursabila acordata va fi recuperata si in cazul in care obiectivele finantate nu sunt folosite conform scopului destinat, precum si in cazul in care acestea au fost vândute, inchiriate sau instrainate sub orice forma intr-o perioada de 5 ani dupa finalizarea Proiectului.
B. Obligatiile OIE
(1) OIE va informa Beneficiarul despre data inchiderii oficiale/partiale a Programului Operational Sectorial "Cresterea competitivitatii economice" prin intermediul unei notificari si prin intermediul mijloacelor publice de informare.
(2) OIE are obligatia de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luata care poate afecta implementarea Proiectului.
(3) OIE are obligatia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile si recomandarile formulate de catre AM, Comisia Europeana si alte organisme abilitate care au un impact asupra Proiectului acestuia.
(4) OIE are obligatia de a sprijini Beneficiarul prin furnizarea informatiilor sau clarificarilor pe care aceasta le considera necesare pentru implementarea Proiectului.
ARTICOLUL 8 - CONFIDENTIALITATE
(1) OIE, AM si Beneficiarul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea documentelor, materialelor, datelor si informatiilor in legatura cu Proiectul si care sunt stabilite de catre parti, de comun acord, ca fiind confidentiale, fara a aduce atingere drepturilor de verificare/control/audit ale tuturor organismelor abilitate in acest sens, conform legislatiei in vigoare. OIE va semna in acest sens un acord de confidentialitate cu Beneficiarul,in conformitate cu Anexa. 9.
(2) Nu pot fi declarate ca si confidentiale documentele, materialele, datele si informatiile folosite in scop publicitar pentru informarea si promovarea utilizarii Instrumentelor Structurale, precum si cele rezultate din obligatia Beneficiarului de a respecta masurile de informare si publicitate conform Anexei 3 - Masurile de informare si publicitate.
(3) Nerespectarea obligatiei de confidentialitate indrituieste partea vatamata sa pretinda daune interese partii in culpa.
ARTICOLUL 9 - DREPTUL DE PROPRIETATE/ UTILIZARE A REZULTATELOR SI ECHIPAMENTELOR
Dreptul de proprietate asupra bunurilor, drepturile de proprietate intelectuala, atât industriala (ex. brevetele de inventie, desenele si modelele industriale, marcile), cât si dreptul de autor asupra creatiilor rezultate din implementarea Proiectului, sunt drepturi exclusive ale Beneficiarului, cu respectarea legislatiei in vigoare.
ARTICOLUL 10 - CESIUNEA
(1) Prezentul Contract in integralitatea sa precum si toate drepturile si obligatiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii.
ARTICOLUL 11 - NEREGULI
(1) Prin neregula se intelege orice incalcare a unei dispozitii a legislatiei comunitare si/sau nationale, care rezulta dintr-o actiune sau dintr-o omisiune a unui operator economic, care are sau ar putea avea ca efect prejudicierea bugetului general al Uniunii Europene si/sau a bugetelor din care provine cofinantarea publica aferenta. Sunt asimilate neregulilor si orice alte incalcari ale prezentului contract de finantare.
(2) OIE va lua masurile necesare pentru identificarea neregulilor si constatarea creantelor bugetare aferente proiectului, stingerea acestora prin recuperarea debitului si va dispune toate masurile pe care le considera necesare pentru eliminarea sau diminuarea consecintelor asupra implementarii Proiectului, masuri care pot viza inclusiv suspendarea executarii Contractului si/sau rezilierea acestuia.
(3) Constituie obiect al recuperarii debitul constatat individualizat in titlul de creanta, potrivit prevederilor legislatiei in domeniu.
(4) Termenul de plata pentru sumele care fac obiectul recuperarii se stabileste in functie de data comunicarii titlului de creanta, potrivit legii, termen de la expirarea caruia beneficiarul va datora majorari de intârziere, calculate conform prevederilor Codului de procedura fiscala in vigoare.
(5) Daca stingerea creantei nu se realizeaza prin plata voluntara din partea beneficiarului, in termenul prevazut la alineatul precedent, OIE va proceda la stingerea creantei bugetare din urmatoarele cereri de rambursare.
(6) In cazul in care creantele bugetare nu sunt recuperate prin plata voluntara sau din urmatoarele cereri de rambursare, OIE va informa AM, care va sesiza organele competente in vederea declansarii procedurii de executare silita.
(7) In cazul neregulilor constatate ulterior finalizarii implementarii Proiectului, Beneficiarul are obligatia sa restituie in termenul prevazut la alin. 4 debitul individualizat in titlul de creanta. In cazul nerespectarii obligatiei de restituire a debitului, AM va sesiza organele competente in vederea declansarii procedurii de executare silita.
(8) Orice plata excedentara efectuata de catre Unitatea de Plata constituie plata necuvenita iar Beneficiarul are obligatia de a restitui sumele respective AM.
(9) Recuperarea sumelor platite excedentar de catre Unitatea de Plata se face conform prevederilor alin. (3)-(7).
(10) Comisioanele bancare ocazionate de rambursarea catre Unitatea de Plata pentru POS CCE a sumelor datorate cad in sarcina exclusiva a Beneficiarului, cu exceptia platilor excedentare, când comisioanele cad in sarcina AM sau Unitatii de Plata.
ARTICOLUL 12 -MONITORIZARE SI CONTROL
Monitorizarea si controlul privind implementarea Proiectului sunt realizate de catre OIE si AM. Beneficiarul se obliga sa respecte prevederile mentionate in Anexa 2 - Masuri de monitorizare si control.
ARTICOLUL 13 - INFORMARE SI PUBLICITATE
Toate masurile de informare si publicitate vor fi realizate de catre Beneficiar in conformitate cu Anexa 3 - Masuri de informare si publicitate.
ARTICOLUL 14 - PERSOANE DE CONTACT SI ADRESE
(1) Reprezentantul legal al Beneficiarului este .......... (numele, functie, datele de contact, actul oficial prin care a fost desemnat ca si reprezentant legal si eventual, daca este cazul, perioada pentru care a fost desemnat)
(2) Managerul de proiect este ......... (nume, functie, date de contact)
(3) Persoana de contact a Beneficiarului este .......... (nume, functie, date de contact)
(4) Persoana responsabila cu operatiunile financiare este ......... (nume, functie, date de contact, imputernicire, specimen de semnatura.)
(5) Persoana de contact din cadrul OIE este ...................... (nume, functie, date de contact)
(6) Intreaga corespondenta legata de prezentul Contract se va face in scris, cu mentionarea numarului si titlului Proiectului precum si a codului SMIS si se va transmite la urmatoarele adrese:
Pentru Beneficiar .........
Pentru Organismul Intermediar .....................
ARTICOLUL 15 - MODIFICARI SI COMPLETARI LA CONTRACT
(1) Orice modificare si completare la Contract se va face cu acordul ambelor parti, cu avizul AM.
(2) Orice completare sau modificare a Contractului sau a anexelor sale trebuie facuta in scris printr-un act aditional incheiat in aceleasi conditii si termene ca si Contractul initial.
(3) Actul aditional nu poate sa vizeze o modificare substantiala a proiectului asa cum este definita aceasta in prezentul contract.
(4) Beneficiarul trebuie sa informeze Organismul Intermediar despre orice situatie care poate determina intârzierea executarii Contractului in termen de 10 zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre aceasta. Beneficiarul poate cere, cu cel putin 60 de zile calendaristice inainte de sfârsitul perioadei de implementare a Proiectului, prelungirea duratei de implementare. Beneficiarul va transmite cererea insotita de documente justificative. Durata de implementare se poate prelungi corespunzator doar in urma aprobarii de catre Organismul Intermediar, cu avizul AM, prin incheierea unui act aditional, cu prevederea clara a noului termen.
(5) In cazul schimbarii adresei, sediului social, contului de trezorerie, inlocuirea reprezentantului legal, a managerului de proiect, a persoanei de contact sau a persoanei responsabile cu operatiunile financiare, Beneficiarul notifica Organismul Intermediar in termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data operarii modificarii. Notificarea va constitui anexa la prezentul contract, fara a mai fi necesara incheierea unui act aditional.
(6) Pentru schimbarea contului si /sau a bancii creditoare, daca Beneficiarul a solicitat credit bancar pentru cofinantarea Proiectului, notificarea va fi insotita de contractul scris al bancii creditoare. In cazul schimbarii persoanei responsabile cu operatiunile financiare, Beneficiarul va transmite Organismului Intermediar numele noii persoane desemnate precum si datele sale de contact, imputernicirea si specimenul de semnatura. Notificarea va constitui anexa la prezentul contract, fara a mai fi necesara incheierea unui act aditional.
(7) In cazul in care costul total al Proiectului (inclusiv TVA) depaseste pe parcursul implementarii pragurile stabilite pentru proiectele majore prevazute la art. 39 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006, Contractul de finantare se reziliaza.
(1) Prin forta majora se intelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil si imposibil de inlaturat independent de vointa partilor intervenit dupa data semnarii Contractului, care impiedica executarea in tot sau in parte a Contractului si care exonereaza de raspundere partea care o invoca.
(2) Pot constitui cauze de forta majora evenimente cum ar fi: calamitatile naturale (cutremure, inundatii, alunecari de teren), razboi, revolutie, embargo etc.
(3) Partea care invoca Forta Majora are obligatia de a notifica celeilalte parti cazul de forta majora, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data aparitiei si de a dovedi, in termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice.Notificarea va fi insotita de certificatul constatator de forta majora eliberat de autoritatea competenta conform legislatiei in vigoare, dupã caz. De asemenea, are obligatia de a comunica data incetarii cazului de forta majora, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice.
(4) Partile au obligatia de a lua orice masuri care le stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor actiunii fortei majore.
(5) Daca partea care invoca forta majora nu procedeaza la notificarea inceperii si incetarii cazului de forta majora, in conditiile si termenele prevazute, va suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin lipsa de notificare.
(6) Executarea Contractului va fi suspendata de la data aparitiei cazului de forta majora pe perioada de actiune a acesteia, fara a prejudicia drepturile ce se cuvin partilor.
(7) In cazul in care forta majora si efectele acesteia obliga la suspendarea executarii prezentului Contract pe o perioada mai mare de 3 (trei) luni, partile se vor intâlni intr-un termen de cel mult 10 (zece) zile calendaristice de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a Contractului.
(8) In cazurile de forta majora Organismul Intermediar, cu avizul AM, poate decide sa inceteze Contractul printr-o notificare scrisa, fara a fi solicitata restituirea finantarii nerambursabile deja platite.
ARTICOLUL 17 - INCETAREA CONTRACTULUI
(1) Prezentul contract inceteaza de drept la 3 ani de la data inchiderii oficiale a POS CCE.
(2) Contractul poate inceta si in situatia cazului de forta majora in conditiile art. 16 alin. (8).
(3) Contractul se considera reziliat de drept, fara alta formalitate sau punere in intarziere (pact comisoriu de grad IV), urmând ca Beneficiarul sa restituie sumele rambursate pâna in acel moment, in cazul in care se constata neconcordanta intre starea de fapt dovedita si cele declarate de catre Beneficiar in cererea de finantare, referitor la faptul ca proiectul nu face obiectul unei finantari din alte fonduri publice nationale sau comunitare sau ca nu a mai beneficiat de finantare din alte programe nationale sau comunitare, cu avizul AM.
(4) Contractul se considera reziliat, dupa punerea in intârziere, printr-o notificare scrisa, fara nici o alta formalitate (pact comisoriu de grad III), urmând ca Beneficiarul sa restituie sumele rambursate pâna in acel moment, in urmatoarele situatii:
a. Beneficiarul nu a inceput implementarea proiectului in termen de 6 luni de la data incheierii Contractului, din motive imputabile Beneficiarului. Organismul Intermediar va transmite o instiintare Beneficiarului cu minimum 30 de zile calendaristice inainte de expirarea termenului de la care contractul este considerat reziliat.
b. In cazul intervenirii modificarilor substantiale in conformitate cu cele mentionate in art.7 alin. (22), (23) si (24).
c. In cazul in care obiectivele finantate nu sunt folosite conform scopului prevazut in contractul de finantare.
d. Daca beneficiarul nu depune ultima cerere de rambursare la data mentionata in grafic cu respectarea conditiilor art . 6 alin. (10).
e. In cazul descoperirii unor nereguli, de natura celor prevazute la art. 11, care fac imposibila derularea in continuare a contractului.
f. In cazul nerespectarii obligatiilor cu privire la control si audit.
g. In cazul prevazut la art. 15 alin. (7).
h. In alte cazuri de incalcare de catre Beneficiar a Contractului de finantare, care fac imposibila derularea in continuare a contractului, daca OIE decide in acest sens.
(5) Beneficiarul nu poate solicita din proprie iniţiativã încetarea contractului decât cu restituirea sumelor rambursate şi cu plata unei sume de 100% din valoarea finanţãrii aprobate
(6) Contractul va fi declarat nul, in cazul in care, dupa incheierea contractului, se constata neindeplinirea unei conditii de valabilitate sau de eligibilitate, existente anterior sau concomitent incheierii acestuia.
(7) Anterior rezilierii Contractului, OIE si AM poate suspenda platile ca o masura de precautie, cu notificarea Beneficiarului.
(1) Prevederile prezentului Contract vor fi interpretate, intelese si aplicate in conformitate cu legislatia nationala si/sau cea comunitara in vigoare.
(2) Prezentul Contract obliga partile sa respecte intocmai si cu buna credinta fiecare dispozitie a acestuia in conformitate cu principiul obligativitatii contractului intre parti.
(3) Contractul este guvernat de legea româna.
ARTICOLUL 19 - ANEXE
(1) Urmatoarele documente sunt anexate la prezentul Contract si fac parte integranta din acesta, având aceeasi forta juridica:
Anexa 1: Conditii speciale privind contractul
Anexa 2: Masurile de monitorizare si control
Anexa 3: Masurile de informare si publicitate
Anexa 4: Modelul cererii de rambursare
Anexa 5: Modelul raportului de progres
Anexa 6: Cererea de finantare
Anexa 7: Modelul raportului de durabilitate a investitiei
Anexa 8: Notificare privind modul de pastrare al documentelor si al evidentei contabile legate de proiect
Anexa 9: Acord de confidentialitate
ARTICOLUL 20 - DISPOZITII FINALE
(1) In eventualitatea unui litigiu intre OIE sau AM si Beneficiar, survenit in executarea acestui Contract, se va incerca solutionarea acestuia pe cale amiabila. In situatia in care nu se poate ajunge la o intelegere pe cale amiabila litigiul va fi solutionat de catre instanta judecatoreasca competenta in a carei raza teritoriala se afla sediul OIE sau AM.
(2) Pentru solutionarea pe cale amiabila, partea nemultumita va convoca partea adversa, comunicându-i in scris pretentiile sale si temeiul lor legal, precum si toate actele doveditoare pe care se sprijina acestea. Convocarea se va face prin scrisoare recomandata cu dovada de primire, prin telegrama, telex, fax sau orice alt mijloc de comunicare care asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia. Convocarea se poate face si prin inmânarea inscrisurilor sub semnatura de primire.
(3) Data convocarii pentru solutionarea pe cale amiabila nu se va fixa mai devreme de 15 zile de la data primirii actelor comunicate potrivit alin. (2).
(4) Rezultatul concilierii se va consemna intr-un proces-verbal cu aratarea pretentiilor reciproce referitoare la obiectul litigiului si a punctului de vedere al fiecarei parti. Inscrisul despre rezultatul concilierii ori, in cazul in care paratul nu a dat curs convocarii prevazute la alin. (2), dovada ca de la data primirii acestei convocari au trecut 20 de zile, se anexeaza la cererea de chemare in judecata.
(5) Prezentul Contract constituie titlu executoriu.
(6) Incheiat in trei exemplare originale in limba româna, un exemplar pentru OIE, un exemplar pentru Unitatea de Plata si un exemplar pentru Beneficiar.
Organismul Intermediar pentru Energie   Beneficiar
Reprezentant legal                      Reprezentant legal
Nume/Prenume                            Nume/Prenume
Semnatura                               Semnatura
Directia Juridica                       Control financiar preventiv propriu
CONDITII SPECIALE PRIVIND PARAMETRI TEHNICI
MĂ?SURILE DE MONITORIZARE ŞI CONTROL
I. MONITORIZAREA:
Monitorizarea proiectelor se face de catre Organismul Intermediar pentru Energie (OIE), în vederea urmaririi indeplinirii indicatorilor stabiliti prin contract pentru masurarea obtinerii rezultatelor prevazute.
Monitorizarea consta în urmarirea progresului fizic şi procedural inregistrat în implementarea proiectului şi în colectarea şi introducerea în SMIS (Sistemul Unic de Management al Informatiilor) a tuturor informatiilor legate de proiect.
Procesul de monitorizare incepe din momentul semnarii contractului de finantare şi se termina la 5 ani (3 ani) dupa finalizarea proiectului.
Pentru realizarea monitorizarii fizice a proiectelor, OIE-ul va desfasura urmatoarele activitati:
a) verificarea continutului documentelor de raportare elaborate şi transmise de catre beneficiar (activitati desfasurate/progresul fizic/indicatori/durabilitatea investitiei);
b) vizite de monitorizare care isi propun verificarea stadiului fizic al implementarii proiectului la fata locului/sediul beneficiarului (anuntate şi ad-hoc) şi verificarea durabilitatii investitiei.
Beneficiarul trebuie sa transmita OIE pe toata durata de implementare a proiectului urmatoarele tipuri de rapoarte:
- rapoarte lunare/trimestriale de progres tehnic, (Anexa V la Contractul de finantare) - documentul standard de monitorizare ce prezinta progresul fizic al proiectului;
- rapoarte speciale (ad-hoc) solicitate pe probleme specifice aparute în perioada de implementare (nu necesita un format standard);
- raportul final al proiectului, document standard (Anexa V la Contractul de finantare);
- raportul privind durabilitatea investitiei (Anexa VII la Contractul de finantare) - documentul standard pentru operatiuni de infrastructura care atesta faptul ca investitia facuta prin proiect a suferit/nu a suferit modificari substantiale în perioada ultimilor 5 ani de la finalizare, în conformitate cu Art. 57 alin.(1) din Regulamentul Comisiei Europene (EC) Nr. 1083/2006); rapoartele vor fi anuale pe o perioada de 5 ani (3 ani) de la finalizarea proiectului.
Rapoartele lunare vor fi transmise pâna în data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care se face raportul, în cazul celor trimestriale pina în data de 5 a lunilor aprilie-pentru trim I, iulie-pentru trim. II, octombie-pentru trim.III şi ianuarie-pentru trim IV. Daca data de 5 cade intr-o zi nelucratoare, termenul se prelungeste în mod corespunzator pâna la prima zi lucratoare care urmeaza. în cazul în care Raportul de Progres este insotit de Cererea de Rambursare, respectivul Raport va cuprinde toate datele corespunzatoare perioadei aferente Cererii de Rambursare. Rapoartele privind durabilitatea investitiei vor fi transmise pana în data de 31 ianuarie a fiecarui an în care se monitorizeaza durabilitatea investitiei. Daca data de 31 cade intr-o zi nelucratoare, termenul de transmitere va fi anterior acestei date, respectiv în ultima zi lucratoare din luna ianuarie). în cazul în care beneficiarul comunica modificarea substantiala conform art.57, raportul va fi transmis în 15 zile calendaristice de la data aparitiei modificarii.
Verificarile documentelor vor asigura ca rapoartele elaborate de catre beneficiar sunt complete şi corecte, ca respecta documentele standard convenite în Contractul de finantare (daca este cazul), ca proiectul este implementat în conformitate cu legile comunitare şi nationale. De asemenea vor urmari evolutia în timp a indicatorilor stabiliti prin Contractul de finantare, realizarile fata de tinta propusa, procent de realizare.
Daca în rapoartele trimise sunt detectate omisiuni sau sunt necesare clarificari OIE il va notifica pe Beneficiar, printr-o scrisoare, iar acesta este obligat sa trimita catre OIE datele conform termenelor solicitate.
Scopul vizitei de monitorizare este de a se verifica la fata locului realizarea fizica a unui proiect, sistemul de management al proiectului şi de a permite echipei de monitorizare sa verifice datele transmise prin rapoartele de progres şi sa colecteze date suplimentare fata de cele cuprinse în rapoartele de progres, în vederea aprecierii valorii indicatorilor fata de tintele propuse şi a acuratetei informatiei furnizate de beneficiar.
Scopul vizitei de monitorizare este:
- sa asigure faptul ca proiectul progreseaza sub aspect de realizare fizica în conformitate cu calendarul activitatilor inclus în contractul de finantare;
- sa identifice posibile probleme cât mai curând cu putinta şi sa emita sugestii de imbunatatire a implementarii;
- sa identifice elementele de succes ale proiectului;
- sa asigure o comunicare stransa intre beneficiari şi OIE care sa conduca la o buna conlucrare în vederea implementarii cu succes a proiectului (realizarea tuturor indicatorilor prevazuti în contract în perioada de timp prevazuta).
Beneficiarul are obligatia de a participa la vizita, impreuna cu persoanele implicate în implementarea proiectului şi de a furniza echipei de monitorizare toate informatiile solicitate.
OIE va intocmi un raport al vizitei de monitorizare, care va cuprinde, constatari si, daca este cazul, recomandari. Recomandarile semnalate în urma vizitei de monitorizare vor fi urmarite de OIE în urmatorul Raport de Progres.
I. CONTROLUL
AM POS CCE/OI efectueaza verificari la fata locului pe baza de esantion, stabilit în urma realizarii unei analize de risc efectuate la nivelul fiecarei institutii, sau la sesizare.
Verificarea pe teren se realizeaza de catre OI, cel putin o data pe durata de implementare a proiectului şi în mod obligatoriu inainte de plata ultimei cereri de rambursare.
Respectarea legislatiei nationale privind achizitiile publice efectuate de beneficiar în cadrul Contractului va fi verificata de OI si/sau alte structuri care reprezinta MEF, UCVAP şi ANRMAP, Autoritatea de Audit.
AM POS CCE, OI si/sau alte structuri cu atributii de control/verificare/audit a finantarilor nerambursabile din fondurile structurale pot efectua misiuni de control pe toata durata contractului de finantare.
MASURILE DE INFORMARE şi PUBLICITATE
Se vor realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului CE Nr. 1083/2006 privind normele generale asupra Fondurilor Structurale, Regulamentului CE Nr. 1828/2006 privind regulile de implementare a Regulamentului CE Nr. 1083/2006 şi a Regulamentului Nr. 1080/2006 al Parlamentului şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regionala ce definesc masurile de informare şi publicitate privind operatiunile finantate din instrumente structurale. Acceptarea finantarii conduce la acceptarea de catre Beneficiar a introducerii pe lista beneficiarilor în conformitate cu prevederile art. 7 lit. d din Regulamentul de Implementare al Comisiei (CE) nr. 1828/2006 din decembrie 2006.
1. Reguli generale - cerinte pentru toate proiectele
Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activitatilor de informare şi publicitate în legatura cu asistenta financiara nerambursabila obtinuta prin POS CCE, în conformitate cu cele declarate în cererea de finantare.
Neindeplinirea acestor obligatii are drept consecinta efectuarea unor corectii financiare.
Beneficiarul este de acord ca odata cu acceptarea finantarii urmatoarele date sa fie publicate, electronic sau în orice alt mod: denumirea beneficiarului, denumirea proiectului, valoarea totala a finantarii, datele de incepere şi de finalizare ale proiectului, locul de implementare al acestuia. Beneficiarii sunt obligati sa utilizeze pentru toate produsele de comunicare realizate în cadrul proiectelor finantate prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice sigla Guvernului României, sigla Uniunii Europene, sigla "Fonduri Structurale" elaborata de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, precum şi mentiunea Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice", insotite de mentiunea "Proiect finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala". Prin produse de comunicare se intelege: fluturasi, pliante, brosuri, afise, bannere, comunicate de presa, website-uri, newsletters, spoturi radio-TV, insertii în presa scrisa, standuri expozitionale, autocolante, materiale promotionale sau orice alte materiale prin care este promovat proiectul şi rezultatele acestuia.
Beneficiarii vor utiliza indicatiile tehnice mentionate în Manualul de vizibilitate (disponibil pe website-ul www.minind.ro şi www.fonduri-ue.ro)
Beneficiarii au obligatia sa transmita catre OI pentru avizare toate materialele de informare şi publicitate elaborate în vederea implementarii masurilor de informare şi publicitate asumate prin contractul de finantare, cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de lansarea şi utilizarea acestora.
Beneficiarii au obligatia sa detina un dosar (in format tiparit si/sau electronic) în care vor fi inregistrate toate documentele şi produsele aferente activitatilor de informare şi publicitate desfasurate.
Publicatiile tiparite care sunt realizate în cadrul proiectului trebuie sa mentioneze obligatoriu titlul programului/proiectului, precum şi participarea Uniunii Europene prin Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" pe prima şi ultima coperta.
Publicatiile trebuie sa includa obligatoriu pe ultima coperta: titlul programului, editorul materialului, data publicarii, textul: "Continutul acestui material nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene", precum şi date de contact pentru obtinerea mai multor informatii la cerere de catre cei interesati.
Publicatiile vor include de asemenea datele de contact ale AM POS CCE şi ale OI relevant.
Website-urile dezvoltate în cadrul proiectelor finantate prin Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" vor mentiona participarea Uniunii Europene pe pagina principala a acestuia (i.e. homepage).
Bannerele expuse în actiunile proiectelor finantate prin Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" vor avea inscriptionate titlul programului/proiectului, mentiunea POS CCE, sigla Guvernului, sigla Fondurilor Structurale în România şi sigla Uniunii Europene. Beneficiarul va stabili dimensiunile optime astfel incât sa asigure vizibilitatea maxima pentru POS CCE şi contributiei financiare a Uniunii Europene.
Dimensiunile recomandate pentru bannere, sunt:
a) 2,5m x 0,8m pentru o sala cu o capacitate de maxim 100 de persoane
b) 4 m x 1,2 m pentru o sala mai mare sau în exterior.
In cazul achizitiilor de echipamente, acestora li se va aplica la loc vizibil un autocolant care sa contina urmatoarele elemente informative obligatorii: mentiunea POS CCE, sigla Guvernului şi sigla Uniunii Europene, valoarea proiectului, titlul proiectului/ investitiei. Dimensiuni recomandate: minim 1/16 din suprafata cea mai vizibila a echipamentului. Dimensiuni optime 100x100mm, sau 90x50 mm în functie de spatiul disponibil.
Beneficiarii sunt obligati sa asigure o informare transparenta şi corecta a mass-media asupra proiectului finantat prin POS CCE.
Beneficiarul este obligat sa anunte prin comunicate/anunturi de presa inceperea şi incheierea activitatilor din proiect.
La finalizarea proiectului beneficiarul va publica o informare asupra proiectului şi a rezultatelor sale în ziarul local cu cea mai mare audienta conform Studiului National de Audienta (SNA) realizat de Biroul Român de Audit al Tirajelor.
Informarea va include urmatoarele elemente obligatorii: sigla Guvernului României, mentiunea POS CCE, sigla Fondurilor Structurale în România sigla Uniunii Europene, valoarea proiectului, titlul proiectului/ investitiei, beneficiarul.
2. Reguli specifice pentru proiecte de lucrari şi achizitii de bunuri
2.1. Reguli aplicabile pe perioada implementarii proiectului
Beneficiarii proiectelor de investitii în infrastructura (lucrari de constructii, reabilitare, modernizare, extindere) pentru care valoarea contributiei publice depaseste 500 000 de euro sunt obligati sa monteze panouri pentru toata durata de implementare a proiectului, chiar la locatia proiectului. Panourile trebuie sa includa un spatiu rezervat pentru indicarea contributiei financiare a Uniunii Europene.
Panourile trebuie montate chiar la locatia proiectului. Fiecare panou va mentiona faptul ca proiectul este co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala.
Panourile trebuie confectionate dintr-un material rezistent.
Numarul şi dimensiunile panourilor trebuie sa corespunda dimensiunii operatiunii şi trebuie sa fie suficient de vizibile astfel incât cei care trec pe lânga ele sa le poata citi şi sa inteleaga natura proiectului. Dimensiuni recomandate 4000mmx2450mm şi 2000 mmx1200mm.
Cel putin 25% din suprafata panoului va fi consacrata participarii Comunitatii, şi în mod specific va cuprinde:
a) imaginea Uniunii, cu steagul şi cuvintele "Uniunea Europeana" fara a fi prescurtate;
b) titlul proiectului/investitiei;
c) valoarea proiectului;
d) mentionarea contributiei financiare a Uniunii Europene. Marimea caracterelor pentru mentionarea contributiei financiare a Uniunii Europene va fi aceeasi ca şi cea folosita pentru informatiile referitoare la cofinantarea nationala, şi nu mai mic de 50% din fontul folosit pentru scrierea titlului proiectului. De ex. Proiect finantat în cadrul Programului Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" şi cofinantat xx% de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala";
e) beneficiarul proiectului;
f) numele contractorului;
g) termenul limita de executie;
h) mentiunea POS CCE;
i) numele autoritatii de management;
j) numele organismului intermediar;
k) sigla Guvernului României;
l) sigla Fondurilor Structurale.
Panourile vor fi inlocuite cel târziu dupa sase luni de la terminarea proiectului cu placi permanente.
2.2. Reguli aplicabile dupa incheierea proiectului
Beneficiarii proiectelor de investitii în infrastructura (lucrari de constructii, reabilitare, modernizare, extindere) sau de achizitii de bunuri pentru care valoarea contributiei publice depaseste 500 000 de euro sunt obligati ca la nu mai târziu de 6 luni de la incheierea proiectului sa monteze placi permanente prin care se vor face cunoscute actiunile Uniunii Europene.
Placile permanente trebuie sa indeplineasca aceleasi caracteristici tehnice şi de informatii ca şi panourile.
MODELUL CERERII DE RAMBURSARE
1. Cerea de rambursare nr. ........ din data de ................
2. Perioada de referinta de la ..../..../.... pana la ..../..../.....
3. Tipul cererii de rambursare
│Cerere intermediara    │   │
├───────────────────────┼───┤
│Cerere finala          │   │
4. Date despre beneficiar:
Numele beneficiarului: └─────────────────────────────────────────┘
Adresa: └─────────────────────────────────────────┘
Codul fiscal: └─────────────────────────────────────────┘
Numele bancii: └─────────────────────────────────────────┘
Cod IBAN: └─────────────────────────────────────────┘
5. Detalii despre proiecte:
Programul operational: └────────────────────────────────────┘
Axa prioritara: └────────────────────────────────────┘
Domeniul major de interventie: └────────────────────────────────────┘
Operatiunea: └────────────────────────────────────┘
Data de inceput a proiectului: └────────────────────────────────────┘
Titlu proiect: └────────────────────────────────────┘
Numarul contractului de finantare: └────────────────────────────────────┘
A) Cheltuieli eligibile realizate în perioada de referinta pentru care se solicita rambursarea în aceasta cerere, cu documentele suport aferente:
┌─────────┬───────┬───────────────────────┬─────┬────┬─────┬───────┬───────────┬───────┐
│Categorii│Descri-│Factura /Alte documente│Con- │Fur-│OP   │Extras │Valoarea   │       │
│de chel- │ere    │justificative (acolo   │tract│ni- │(nr./│de cont│cheltuie-  │       │
│tuieli   │activi-│unde este cazul)       │     │zor │data)│(nr./  │lilor      │       │
│eligibile│tati/  ├───┬─────┬─────────────┤     │    │     │ data) │eligibile  │TVA*22)│
│         │achizi-│Nr.│Data │Val. din fac-│     │    │     │       │solicitate │       │
│         │tii    │   │emi- │tura*23)     │     │    │     │       │de benefi- │       │
│         │       │   │terii├──────┬──────┤     │    │     │       │ciar din   │       │
│         │       │   │     │ Fara │ TVA  │     │    │     │       │prezenta   │       │
│         │       │   │     │ TVA  │      │     │    │     │       │factura*21)│       │
│         │       │   │     │      │      │     │    │     │       ├───────────┤       │
│         │       │   │     │      │      │     │    │     │       │ Fara TVA  │       │
├─────────┼───────┼───┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼───────┼───────────┼───────┤
│   (1)   │  (2)  │(3)│ (4) │     (5)     │ (6) │ (7)│  (8)│ (9)   │    (10)   │ (11)  │
│ 1       │       │   │     │      │      │     │    │     │       │           │       │
│ 2       │       │   │     │      │      │     │    │     │       │           │       │
│ 3.....  │       │   │     │      │      │     │    │     │       │           │       │
│ n       │       │   │     │      │      │     │    │     │       │           │       │
│I. Total │       │   │     │      │      │     │    │     │       │           │       │
│costuri  │       │   │     │      │      │     │    │     │       │           │       │
│eligibile│       │   │     │      │      │     │    │     │       │           │       │
│*24)     │   N/A │N/A│  N/A│      │      │ N/A │ N/A│ N/A │  N/A  │           │       │
│II. Veni │       │   │     │      │      │     │    │     │       │           │       │
│turi nete│       │   │     │      │      │     │    │     │       │           │       │
│din      │       │   │     │      │      │     │    │     │       │           │       │
│proiect  │       │   │     │      │      │     │    │     │       │           │       │
│*25)     │N/A    │N/A│ N/A │      │      │ N/A │ N/A│ N/A │  N/A  │           │N/A    │
│III.     │       │   │     │      │      │     │    │     │       │           │       │
│Valoarea │       │   │     │      │      │     │    │     │       │           │       │
│eligibila│       │   │     │      │      │     │    │     │       │           │       │
│a Cererii│       │   │     │      │      │     │    │     │       │           │       │
│de Ram   │       │   │     │      │      │     │    │     │       │           │       │
│bur-     │       │   │     │      │      │     │    │     │       │           │       │
│sare*26  │N/A    │N/A│N/A  │      │      │ N/A │N/A │N/A  │  N/A  │           │       │
│         │       │   │     │      │      │     │    │     │       │           │       │
└─────────┴───────┴───┴─────┴──────┴──────┴─────┴────┴─────┴───────┴───────────┴───────┘
*21) Se calculeaza aplicând procentul aferent fondurilor publice (respectiv ratele de co-finantare specifice ajutorului de stat) la valoarea din factura fara TVA din coloana (5) aferente categoriilor de cheltuieli prevazute in coloana 1, de la 1-n
*22) TVA-ul poate fi rambursat de la bugetul de stat pentru beneficiarii mentionati la <>art. 9 alin. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007 , se calculeaza la cheltuielile eligibile
*23) Se va introduce valoarea din factura referitoare la categoriile de cheltuieli eligibile enumerate la coloana 1, respectiv fara TVA şi TVA aferent
*24) In linia I, coloana (5) se completeaza suma cheltuielilor eligibile din factura fara TVA, respectiv suma valorilor TVA din factura, pentru categoriile de cheltuieli eligibile 1-n
In linia I, coloana (10) se completeaza suma cheltuielilor eligibile solicitate spre rambursare, respectiv in coloana (11) suma valorilor TVA pentru cheltuielile solicitate spre rambursare
*25) In linia II, coloana (5) - total venituri nete generate in perioada de referinta aferente cheltuielilor eligibile In linia II, coloana (10) - se aplica procentul aferent fondurilor publice la valoarea din linia II, coloana (5)
*26) III= (I-II), se completeaza in coloanele (5) şi (10)
- Copiile cu mentiunea "conform cu originalul" sunt atasate ca justificare; documentele originale sunt verificate la fata locului de OI
B) Situatia rambursarilor
┌────────────┬──────────┬───────────────────┬──────────┬─────────────────┬────────────┬───────────────┐
│Categorii de│  Total   │Total cheltuieli   │  Total   │Total cheltuieli │   Total    │Sold conform   │
│cheltuieli  │cheltuieli│eligibile acoperite│cheltuieli│eligibile pana la│cheltuieli  │contractului   │
│eligibile   │eligibile │din contributie    │eligibile │prezenta cerere  │realizate în│               │
│            │aprobate  │proprie (buget     │rambursate│                 │perioada de │               │
│            │prin      │local, surse       │pana la   │                 │referinta   │               │
│            │contract  │private) pana la   │prezenta  │                 │pentru care │               │
│            │          │prezenta cerere    │cerere    │                 │se solicita │               │
│            │          │                   │          │                 │rambursarea │               │
├────────────┼──────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼───────────────┤
│    (0)     │   (1)    │      (2)          │   (3)    │  (4)=(2)+(3)    │  (5)*27    │(6)=(1)-(4)-(5)│
│            │          │                   │          │                 │            │               │
│I. TOTAL    │          │                   │          │                 │            │               │
│COSTURI     │          │                   │          │                 │            │               │
│ELIGIBILE   │          │                   │          │                 │            │               │
│II. VENITURI│          │                   │          │                 │            │               │
│NETE DIN    │          │                   │          │                 │            │               │
│PROIECT*28) │          │                   │          │                 │            │               │
│III.TOTAL   │          │                   │          │                 │            │               │
│GENERAL     │          │                   │          │                 │            │               │
│(I-II)      │          │                   │          │                 │            │               │
│IV.         │          │                   │          │                 │            │               │
│PREFINANTARE│          │                   │          │                 │            │               │
│V. TOTAL    │          │                   │          │                 │            │               │
│CHELTUIELI  │          │                   │          │                 │            │               │
│E LIGIBILE  │          │                   │          │                 │            │               │
│(III-IV)*   │          │                   │          │                 │            │               │
└────────────┴──────────┴───────────────────┴──────────┴─────────────────┴────────────┴───────────────┘
*Aplicabil pentru coloana 5
*27) Se vor prelua sumele din linia I, col. 5 - Tabelul 6.A
*28) Pentru proiecte generatoare de venituri conform definitiei RC 1083/2006 art. 55
7. Prin prezenta cerere de rambursare solicit suma de ............. LEI, reprezentând cheltuieli eligibile şi TVA*29) reprezentând ............. LEI.
┌──────────────────┬─────────┬───────────────┬─────────────┬──────────────────┐
│Valoarea eligibila│Prefinan-│Suma solicitata│    FEDR     │Buget de Stat (BS)│
│a Cererii de      │tare*31) │spre rambursare│             │                  │
│Rambursare*30)    │         │prin prezenta  │             │                  │
│                  │         │   cerere      │             │                  │
│  (1)             │ (2)     │ (3)=(1)-(2)   │(4)=(3)*%FEDR│   (5)=(3)*%BS    │
├──────────────────┼─────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
└──────────────────┴─────────┴───────────────┴─────────────┴──────────────────┘
*29) TVA-ul este rambursabil de la bugetul de stat pentru beneficiarii mentionati la <>art. 9, alin. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007 .
*30) Se va trece suma din linia III, col 10 din tabelul 6A
*31) Se va trece suma de prefinantare de dedus, conform contractului de finantare (fara aplicarea procentului la valoarea eligibila din Cererea de Rambursare)
8. Declaratie pe proprie raspundere a Beneficiarului:
In calitate de Beneficiar declar urmatoarele:
A) Cererea de Rambursare se bazeaza doar pe cheltuieli efectuate şi efectiv platite;
B) Cheltuielile solicitate sunt eligibile şi au survenit în perioada de eligibilitate;
C) Contributia pentru co-finantare este determinata în conformitate cu prevederile Contractului de Finantare;
D) Proiectul nu este finantat prin alte instrumente ale CE şi nici prin alte instrumente nationale de cofinantare decât cele precizate în Contractului de Finantare;
E) Toate tranzactiile sunt inregistrate în sistemul contabil distinct, deci suma ceruta corespunde cu datele din documentele contabile;
F) Cerintele în ceea ce priveste publicitatea au fost indeplinite în conformitate cu prevederile din Contractului de Finantare;
G) Regulile privind Ajutorul de Stat, achizitiile publice, protectia mediului şi egalitatii de sanse au fost respectate;
H) Suma solicitata este în conformitate cu prevederile Contractului de Finantare şi a contractelor de achizitie publica;
I) Toate documentele suport sunt inregistrate în conformitate cu prevederile legislatiei Nationale;
J) Declar ca prezenta Cerere de Rambursare a fost completata cunoscând prevederile articolului 292 din Codul penal, cu privire la falsul în declaratii.
Declar ca toate documentele originale asa cum sunt definite în lista de anexe sunt pastrate de institutie, stampilate, semnate şi sunt la dispozitia consultarii în scopul auditului.
Sunt constient de faptul ca, în cazul nerespectarii prevederilor contractuale sau în cazul fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei Cereri de Rambursare, este posibil sa nu se plateasca, sa fie corectate sau sa se recupereze sumele platite nejustificat.
Organizatia Beneficiarului:
9. Lista Anexe
┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. crt.  │ Denumire Anexe                                                   │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1.       │Raport de progres                                                 │
│ 2        │Documente insotitoare: (conform contractului de finantare)        │
│          │Ex. :                                                             │
│          │     - Copii certificate, care sa contina mentiunea "conform cu   │
│          │       originalul", stampila beneficiarului şi semnatura reprezen-│
│          │       tantului legal al acestuia, dupa urmatoarele documente:    │
│          │       facturi (trebuie sa mentioneze detaliat bunul achizitionat,│
│          │       serviciul prestat sau lucrarea efectuata), documente de    │
│          │       plata, extrase bancare, alte documente justificative       │
│          │     - Pentru procedura de achizitii: dovada publicitatii,        │
│          │       criterii de selectie, raport de atribuire a contractului   │
│          │     - Pentru informare şi publicitate: fotografii, anunturi,     │
│          │       comunicate, documente pentru evidentierea platii publici-  │
│          │       tatii radio /TV                                            │
│          │     - Pentru achizitii de bunuri: copie certificata NIR, copie   │
│          │       certificata dupa procesul verbal de predare-primire a      │
│          │       bunurilor sau dupa procesul verbal de punere în            │
│          │       functiune                                                  │
│          │     - Pentru prestari servicii: aprobarea beneficiarului pentru  │
│          │       documentele remise în cadrul consultantei, foi de prezenta │
│          │       la cursuri, fise de evaluare intocmite de catre partici-   │
│          │       pantii la cursuri, statele de plata ale trainerilor (copii │
│          │       certificate)                                               │
│          │     - Pentru executie de lucrari de constructii: copii certifi-  │
│          │       cate dupa procesele verbale de verificare pe faze determi- │
│          │       nante de executie avizate de catre Inspectoratul de Stat în│
│          │       Constructii, copii certificate dupa rapoartele dirigintelui│
│          │       de santier                                                 │
├──────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Functia: Director Proiect                    Functia: Reprezentant Legal     │
│Nume Prenume:                                Nume Prenume:                   │
│Semnatura:                                   Semnatura:                      │
│Data                                         Data:                           │
A se completa de catre institutiile oficiale:
│Nume / Semnatura OF OI                 │Nume/Semnatura Sef SMFC OI:          │
│Data primirii de catre OF OI:          │Data:                                │
│Data verificarii:                      │Verificat şi aprobat Cererea de      │
│Observatii:                            │Rambursare în suma de:______LEI      │
│                                       │Data:                                │
│ Autoritatea de Management                     │
│ Bun de plata in suma de.................      │
│ Nume/Semnatura Responsabil                    │
│ ..................................            │
│ Functia                                       │
Modelul Raportului de Progres
I. RAPORTUL DE PROGRES lunar/trimestrial
nr........./data
Perioada de raportare..............
1. POS CCE
2. Axa prioritara : ........................
3. Domeniul major de interventie :
Numele Beneficiarului: └───────────────────────────────────┘
Adresa:                └───────────────────────────────────┘
Manager de proiect:    │                                   │
Tel, Fax, e-mail       └───────────────────────────────────┘
CUI/Codul fiscal:      └───────────────────────────────────┘
5. Detalii despre proiect:
Cod SMIS:              └───────────────────────────────────┘
Denumire proiectului:  └───────────────────────────────────┘
Operatiunea:           └───────────────────────────────────┘
Contract de finantare nr.:└───────────────────────────────────┘
Localizarea geografica a proiectului: ┌──────────────────────────┐
(regiune judet, localitate):          └──────────────────────────┘
6. Masuri recomandate în ultimul raport:
- Raport de progres, nr./data                              []
- Raport privind vizita de monitorizare nr./data           []
- Raport privind verificarea on the spot nr./data          []
┌───────────────┬────────────────┬─────────────┬─────────┬─────────┐
│        Masura │  Termen propus │Descrierea   │ Termen  │  Obs.   │
│               │                │modului de   │realizat │         │
│               │                │implementare │         │         │
├───────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
└───────────────┴────────────────┴─────────────┴─────────┴─────────┘
7. Stadiul proiectului:
Se va completa de catre Beneficiar cu descrierea stadiului proiectului din punct de vedere fizic.
Tabelele vor fi completate pe perioada de raportare chiar daca nu s-a solicitat rambursarea cheltuielilor.
7.1. Descrierea stadiului de implementare a proiectului
┌────────────────┬─────────────────────┬──────────────────┬─────────────┬──┬──┐
│Activitate nr.  │   Activitati        │Data de incepere  │Data finala  │  │  │
│                │planificate pentru   │ a activitatii    │a activitatii│  │  │
│                │perioada de raportare│  planificate     │planificate  │  │  │
├────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼─────────────┼──┼──┤
│Activitatea 1   │                     │                  │             │  │  │
│Activitatea 2   │                     │                  │             │  │  │
│Activitatea n.  │                     │                  │             │  │  │
└────────────────┴─────────────────────┴──────────────────┴─────────────┴──┴──┘
┌────────────────┬─────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┐
│Activitate nr.  │   Activitati        │Data de incepere  │   Data finala     │
│                │desfasurate în       │ a activitatii    │  a activitatii    │
│                │perioada de raportare│  desfasurate     │   desfasurate     │
├────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│Activitatea 1   │                     │                  │                   │
│Activitatea 2   │                     │                  │                   │
│Activitatea n.  │                     │                  │                   │
└────────────────┴─────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┘
│                │reprogramate in      │ a activitatii    │  a activitatii    │
│                │perioada de raportare│  reprogramate    │   reprogramate    │
7.2. Rezultatele obtinute pâna în acest moment
┌───────────┬─────────┬──────────┬────────────┬───────────┬─────────┬──────────┐
│Activitate │         │Obiective │Realizat    │Realizat   │Realizat │Procent de│
│nr.        │Realizari│prevazute │anterior,   │în perioada│inclusiv │realizare │
│           │         │în contra-│pana la     │de rapor-  │în       │          │
│           │         │ctul de   │data        │tare       │perioada │          │
│           │         │finantare │inceperii   │           │de rapor-│          │
│           │         │          │perioadei   │           │tare     │          │
│           │         │          │de raportare│           │         │          │
│           │         │          │(v.col. 5   │           │         │          │
│           │         │          │din raportul│           │         │          │
│           │         │          │anterior)   │           │         │          │
├───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│    0      │  1      │   2      │   3        │  4        𗈙=3+4    𗈚=5/2x100 │
│Activitatea│         │          │            │           │         │          │
│           ├─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
𗈕          │         │          │            │           │         │          │
𗈖          │         │          │            │           │         │          │
│n          │         │          │            │           │         │          │
└───────────┴─────────┴──────────┴────────────┴───────────┴─────────┴──────────┘
7.3. Aspecte legate de mediul inconjurator (daca este cazul)
│Activitatea 1│                                                                │
│Activitatea 2│                                                                │
│Activitatea  │                                                                │
│nr.          │                                                                │
7.4. Aspecte legate de egalitatea de sanse (daca este cazul)
│n            │                                                                │
7.5. Probleme identificate la nivelul proiectului (daca este cazul)
┌─────────────┬────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────┐
│Activitatea  │  Descrierea problemei  │  Solutie/propunere  │   Termene       │
│nr.          │                        │                     │                 │
├─────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤
│Activitatea 1│                        │                     │                 │
│Activitatea n│                        │                     │                 │
└─────────────┴────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────┘
7.6. Modificari fata de ceea ce s-a stabilit în contractul de finantare, operate sau previzionate la nivelul proiectului (daca este cazul)
7.6.1. Modificari operate şi aprobate
┌─────────┬───────────┬─────────┬────────────┬───────────┬──────────────┐
│  Act    │Descrierea │Motivatia│Activitate  │Data de    │Data finala a │
│aditional│modificarii│         │desfasuratã │incepere a │ activitatii  │
│nr/data  │           │         │în perioada │activitatii│ desfasurate  │
│         │           │         │de raportare│desfasurate│              │
├─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
└─────────┴───────────┴─────────┴────────────┴───────────┴──────────────┘
7.6.2. Modificari previzionate propuse (conditionate de aprobarea OIE)
│Tipul    │Descrierea │Motivatia│Activitate  │Data de    │Data finala a │
│modifica-│modificarii│         │desfasurata │incepere a │ activitatii  │
│ rii     │           │         │în perioada │activitatii│ desfasurate  │
7.7. Stadiul la care se afla achizitiile publice conform calendarului stabilit în cererea de finantare:
┌────┬────────┬────────┬─────────┬──────────┬───────────┬──────────────┐
│Nr. │Obiectul│Valoarea│Procedura│  Data    │  Data     │   Stadiul    │
│crt.│contrac-│estimata│de       │estimata  │estimata   │  aplicarii   │
│    │tului   │(Lei)   │achizitie│ pentru   │ pentru    │procedurii de │
│    │        │        │publica  │inceperea │finalizarea│  achizitie   │
│    │        │        │aplicata │procedurii│procedurii │   publica    │
├────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
└────┴────────┴────────┴─────────┴──────────┴───────────┴──────────────┘
┌───────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┐
│  Indicator│Valoarea indicatorului│Valoarea indicatorului│Valoarea obtinuta   │
│           │stabilita în contract │obtinuta în perioada  │pâna în acest moment│
│           │                      │   de raportare       │                    │
│           ├─────────┬────────────┼────────┬─────────────┼────────┬───────────┤
│           │     UM  │ Cantitate  │    UM  │Cantitate    │    UM  │ Cantitate │
├───────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│   1       │    2    │      3     │   4    │      5      │    6   │     7     │
│Indicatori │         │            │        │             │        │           │
│    de     │         │            │        │             │        │           │
│ realizare │         │            │        │             │        │           │
│   de      │         │            │        │             │        │           │
│rezultat   │         │            │        │             │        │           │
└───────────┴─────────┴────────────┴────────┴─────────────┴────────┴───────────┘
9. Graficul de activitati. Se vor completa numai activitatile desfasutate în perioada raportarii şi care urmeaza sa se desfasoare şi în perioada urmatoarei raportari şi rezultatele prevazute pentru urmatoarea perioada de raportare.*
┌──────────────┬────────────┬──────────┬────────────┬──────────────────────────┐
│Activitatea   │Activitati  │ Data de  │Activitati  │Data de incepere si de    │
│   nr.        │desfasurate │incepere  │care urmeaza│       finalizare         │
│              │în peroada  │ şi de    │  sa se     │                          │
│              │de raportare│finalizare│desfasoare  │                          │
│              │            │          │în perioada │                          │
│              │            │          │ urmatoarei │                          │
│              │            │          │ raportari  │                          │
├──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────────────────────┤
│   1          │    2       │   3      │    4       │             5            │
│Activitatea 1 │            │          │            │                          │
│Activitatea 2 │            │          │            │                          │
│Activitatea n │            │          │            │                          │
└──────────────┴────────────┴──────────┴────────────┴──────────────────────────┘
┌───────────────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│  Realizari    │ Obiective prevazute         │Realizari prevazute pentru     │
│               │ în contractul de finantare  │urmatoarea perioada de         │
│               │                             │     raportare                 │
├───────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
└───────────────┴─────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10. Procese verbale aferente fazelor de executie/rapoarte diriginte de santier
│Nr   │                                                                       │
│crt. │ Procese verbale                                                       │
11. Parti fizice distincte: (va fi completat numai în cazul raportului de progres anexat cererii de rambursare)
┌─────────────┬────────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────┐
│Indicator    │Valoarea partii │Valoarea partii  │Valoarea partii │            │
│             │fizice distincte│fizice distincte │fizice distincte│  Procent   │
│             │ stabilita în   │  obtinuta în    │obtinuta pâna în│  realizat  │
│             │   contract     │  perioada de    │ acest moment   │    %       │
│             │                │   raportare     │                │            │
├─────────────┼──────┬─────────┼──────┬──────────┼─────┬──────────┤            │
│             │  UM  │Cantitate│  UM  │ Cantitate│  UM │ Cantitate│            │
├─────────────┼──────┼─────────┼──────┼──────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│     1       │  2   │   3     │   4  │     5    │  6  │   7      │ 8=7/5x100  │
│Parte fizica │      │         │      │          │     │          │            │
└─────────────┴──────┴─────────┴──────┴──────────┴─────┴──────────┴────────────┘
- Nota: Pentru executie de lucrari de constructii se vor anexa copii certificate dupa procesele verbale de verificare pe faze determinate de executie avizate de catre Inspectoratul de Stat în Constructii, copii certificate dupa rapoartele dirigintelui de santier
12. În perioada de raportare proiectul intra sub incidenta ajutorului de stat?
- pentru aceleasi cheltuieli eligibile; [] []
- pentru alte cheltuieli eligibile [] []
│Tipuri de cheltuieli eligibile:                                               │
13. În aceasta perioada de raportare proiectul a generat venit?
┌─────────────────┬───────────────┬─────────────────┬──────────────────────────┐
│Total venituri   │Total venituri │Total venituri   │    Total venituri        │
│obtinute anterior│obtinute pentru│obtinute anterior│   obtinute pâna la       │
│ perioadei de    │  perioada de  │şi în perioada de│  momentul elaborarii     │
│  raportare      │   raportare   │   raportare     │ cererii de rambursare    │
├─────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┤
│      1          │     2         │     3=1+2       │            4             │
└─────────────────┴───────────────┴─────────────────┴──────────────────────────┘
Reprezentant legal al Beneficiarului, Manager de proiect,
II. RAPORT FINAL AL PROIECTULUI
│Programul Operational  │ Cresterea Competitivitatii Economice                │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│Axa Prioritara:        │                                                     │
│Operatiunea:           │                                                     │
└───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
𗈕. Numarul raportului final                 │                                │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
𗈖. Perioada de referinta                    │                                │
𗈗. Informatii despre beneficiar             │                                │
│Denumirea societatii                        │                                │
│Adresa                                      │                                │
│Contact                                     │                                │
│Cod fiscal                                  │                                │
𗈘. Detalii despre proiect                   │                                │
│cod SMIS                                    │                                │
│Denumirea proiectului                       │                                │
│Numarul Contractului de finantare           │                                │
│Localizarea geografica a proiectului:       │                                │
│(regiunea, judetul, localitatea)            │                                │
└────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘
5. Masuri recomandate în ultimul raport:
- Raport de progres, nr./data []
- Raport privind vizita de monitorizare nr./data []
- Raport privind verificarea on the spot nr./data []
┌───────────┬─────────────────┬──────────────┬───────────────────┬────────────┐
│   Masura  │  Termen propus  │  Descrierea  │  Termen realizat  │    Obs.    │
│           │                 │  modului de  │                   │            │
│           │                 │ implementare │                   │            │
├───────────┼─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┤
└───────────┴─────────────────┴──────────────┴───────────────────┴────────────┘
6. Stadiul proiectului:
Se va completa de catre Beneficiar cu descrierea stadiului proiectului din punct de vedere fizic. Tabelele vor fi completate pe perioada de raportare chiar daca nu s-a solicitat rambursarea cheltuielilor.
6.1. Descrierea stadiului de implementare a proiectului
┌───────────────┬──────────────────────┬─────────────────┬─────────────┬───┬───┐
│Activitate nr. │Activitati planificate│Data de incepere │Data finala  │   │   │
│               │pentru perioada de    │ a activitatii   │a activitatii│   │   │
│               │   raportare          │   planificate   │planificate  │   │   │
├───────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼───┼───┤
│Activitatea 1  │                      │                 │             │   │   │
│Activitatea 2  │                      │                 │             │   │   │
│Activitatea n. │                      │                 │             │   │   │
└───────────────┴──────────────────────┴─────────────────┴─────────────┴───┴───┘
┌───────────────┬──────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐
│Activitate nr. │Activitati desfasurate│Data de incepere a │  Data finala a    │
│               │  în perioada de      │   activitatii     │   activitatii     │
│               │    raportare         │   desfasurate     │   desfasurate     │
├───────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│Activitatea 1  │                      │                   │                   │
│Activitatea 2  │                      │                   │                   │
│Activitatea n. │                      │                   │                   │
└───────────────┴──────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┘
┌───────────────┬───────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│Activitate nr. │Activitati reprogramate│Data de incepere a │  Data finala a   │
│               │  în perioada de       │  activitatii      │   activitatii    │
│               │    raportare          │  reprogramate     │   reprogramate   │
├───────────────┼───────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│Activitatea 1  │                       │                   │                  │
│Activitatea 2  │                       │                   │                  │
│Activitatea n  │                       │                   │                  │
└───────────────┴───────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘
6.2. Rezultatele obtinute
┌──────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┬────────────────┐
│Activitate    │Obiective prevazute în │Realizari la sfarsitul│                │
│   nr.        │contractul de finantare│raportului            │ 3=2/1x100      │
├──────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤
│   0          │          1            │        2             │       3        │
│Activitatea   │                       │                      │                │
│              ├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤
𗈕             │                       │                      │                │
𗈖             │                       │                      │                │
│n             │                       │                      │                │
└──────────────┴───────────────────────┴──────────────────────┴────────────────┘
6.3. Aspecte legate de mediul inconjurator (daca este cazul)
│Activitatea 1     │                                                           │
│Activitatea 2     │                                                           │
│Activitatea       │                                                           │
│nr.               │                                                           │
6.4. Aspecte legate de egalitatea de sanse (daca este cazul)
│Activitatea n.    │                                                           │
6.5. Problemele proiectului identificate (daca este cazul)
┌────────────────┬──────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│Activitatea nr. │ Descrierea problemei │ Solutie/propunere │     Termene      │
├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│Activitatea 1   │                      │                   │                  │
│Activitatea n.  │                      │                   │                  │
└────────────────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘
6.6. Modificari fundamentale aparute pe parcursul implementarii proiectului fata de ce a fost stabilit în contractul de finantare (daca este cazul)
Modificari operate şi aprobate
┌──────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ Act  aditional   │  Descrierea modificarii   │       Motivatia         │
│   nr/data        │                           │                         │
├──────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┤
└──────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────┘
7. Achizitiile publice implementate în proiect:
┌────┬────────────┬─────────┬────────────┬──────────┬──────────┬──────────────┐
│Nr. │ Obiectul   │ Valoarea│ Procedura  │ Data     │  Data    │   Stadiul    │
│crt.│contractului│ estimata│de achizitie│estimata  │estimata  │  aplicarii   │
│    │            │  (Lei)  │  publica   │pentru    │pentru    │procedurii de │
│    │            │         │ aplicata   │inceperea │finali-   │  achizitie   │
│    │            │         │            │procedurii│zarea     │   publica    │
│    │            │         │            │          │procedurii│              │
├────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
└────┴────────────┴─────────┴────────────┴──────────┴──────────┴──────────────┘
┌───────────┬──────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│  Indicator│Valoarea indicatorului│     Valoarea indicatorului obtinuta       │
│           │stabilita în contract │      pâna la sfarsitul proiectului        │
│           ├─────────┬────────────┼────────┬──────────────────────────────────┤
│           │     UM  │ Cantitate  │    UM  │ Cantitate                        │
├───────────┼─────────┼────────────┼────────┼──────────────────────────────────┤
│   1       │    2    │      3     │   4    │              5                   │
│Indicatori │         │            │        │                                  │
│    de     │         │            │        │                                  │
│ realizare │         │            │        │                                  │
│ privind   │         │            │        │                                  │
│rezultatele│         │            │        │                                  │
│proiectului│         │            │        │                                  │
└───────────┴─────────┴────────────┴────────┴──────────────────────────────────┘
9. Procese verbale aferente fazelor de executie
│ Nr │                                                                        │
│crt.│Procese verbale                                                         │
10. Parti fizice distincte: (va fi completat numai în cazul raportului de progres anexat cererii de rambursare)
│             │ stabilita în   │  obtinuta de la │obtinuta pâna în│  realizat  │
│             │   contract     │ultima cerere de │ acest moment   │    %       │
│             │                │     plata       │                │            │
𗈕            │      │         │      │          │     │          │            │
│n            │      │         │      │          │     │          │            │
Nota: Pentru Contractele de lucrari, Beneficiarul va anexa Raportului de Progres, procesele verbale aferente fazelor de executie, în conformitate cu reglementarile privind calitatea executiei lucrarilor. Acestea vor fi evidentiate în concordanta cu tabelul de mai sus.
11. În perioada de implementare proiectul a intrat sub incidenta ajutorului de stat?
- pentru aceleasi cheltuieli eligibile; []
- pentru alte cheltuieli eligibile []
│Tipuri de cheltuieli eligibile:                                          │
12. Proiectul a generat venit pe parcursul perioadei de implementare?
┌──────────────────┬───────────────┬─────────────────┬────────────────────────┐
│ Total venituri   │Total venituri │Total venituri   │    Total venituri      │
│obtinute anterior │obtinute pentru│obtinute anterior│   obtinute pâna la     │
│  perioadei de    │  perioada de  │şi în perioada de│  momentul elaborarii   │
│    raportare     │  raportare    │    raportare    │ cererii de rambursare  │
├──────────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤
│        1         │      2        │      3=1+2      │          4             │
└──────────────────┴───────────────┴─────────────────┴────────────────────────┘
Program operational Cresterea Competitivitatii Economice
Axa prioritara: 4
1. Raportul de progres numarul
2. Perioada de referinta
3. Informatii privind beneficiarul
4. Detalii privind proiectul
Numarul de referinta SMIS
Contract de finantare numarul
Locatia geografica a proiectului: (regiune,
judet, localitate)
Proiectul mentionat mai sus a suferit o/nu a suferit modificare esentiala, conform Art. 57 din Regulamentul General 1083/2006 - Durabilitatea operatiunilor:
(a) afectarea naturii şi conditiilor de implementare sau cesiunea catre o firma sau organism public cu obtinerea de beneficii;
(b) rezultat din schimbarea naturii proprietatii unei parti de infrastructura sau din incetarea unei activitati productive.
Data: Beneficiar:
REALIZARE INDICATORI POSTIMPLEMENTARE LA DATA DE 15 IANUARIE A
ANULUI ......
┌─────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────────────┐
│ DENUMIRE        │             │               │                          │
│ INDICATOR       │REALIZAT     │NEREALIZAT     │COMENTARII                │
├─────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────────────┤
│Indicator 1      │             │               │                          │
│Indicator 2      │             │               │                          │
│Indicator n-1    │             │               │                          │
│Indicator n      │             │               │                          │
└─────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────────────┘
NOTA 1: Acest tabel se ataseaza la Raportul privind durabilitatea investitiei şi se transmite anual,
NOTA 2: Pentru proiectele care intra sub incidenta regulilor de ajutor de stat, beneficiarul trebuie sa raporteze anual şi urmatoarele:
- mentinerea investitiei în regiunea beneficiara;
- inlocuirea instalatiilor sau echipamentelor uzate moral în decursul acestei perioade de 5 ani (respectiv 3 ani pentru IMM) datorita schimbarilor tehnologice rapide, acolo unde este cazul.
NOTIFICARE PRIVIND MODUL DE PASTRARE A DOCUMENTELOR SI
A EVIDENTEI CONTABILE LEGATE DE PROIECT
Numar contract finantare:
Locul de pastrare al documentelor aferente proiectului: (adresa completa)
Scurta descriere a modalitatii de pastrare a documentelor aferente proiectului:
(criterii de pastrare, suporti de date utilizati, alte informatii relevante)
Circuitul documentelor aferente proiectului: (se completeaza în situatia în care exista mai multe locatii în care sunt pastrate documentele, detaliindu-se, pe cât posibil, unde se gasesc documentele în anumite momente din timp)
Locul de arhivare al documentelor aferente proiectului: (adresa completa)
Scurta descriere a modalitatii de arhivare a documentelor aferente proiectului: (criterii de arhivare, suporti de date utilizati, alte informatii relevante)
Scurta descriere a modului în care se realizeaza evidenta contabila distincta privind proiectul: (codificarea aleasa pentru identificarea tranzactiilor privind proiectul, precum şi gradul de detaliere privind sistemul analitic de evidenta contabila pentru proiect)
La solicitarea expresã a beneficiarului, OIE poate semna un acord de confidenţialitate.
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Ordin, Ministerul Economiei si Finantelor, ORDIN nr. 2.288 din 30 iulie 2008

References: articolul 88
 Articolul 9
 articolul 6

ARTICOLUL 4

ARTICOLUL 5

ARTICOLUL 6

ARTICOLUL 7

ARTICOLUL 8

ARTICOLUL 9

ARTICOLUL 10

ARTICOLUL 11

ARTICOLUL 12

ARTICOLUL 13

ARTICOLUL 14

ARTICOLUL 15

ARTICOLUL 17

ARTICOLUL 19

ARTICOLUL 20