Source: http://www.przetargi.egospodarka.pl/560088140_Dokonczenie-robot-budowlanych-na-zadaniu-inwestycyjnym-pn-ZAPROJEKTOWANIE-I-WYBUDOWANIE-OCZYSZCZALNI-SCIEKOW-WRAZ-Z-KOLEKTORAMI-SANITARNYMI-I-PRZYLACZAMI-DLA-MIEJSCOWOSCI-OSTROMICE-GM-WOLIN_2020_2.html
Timestamp: 2020-06-05 14:11:15+00:00

Document:
Dokończenie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn."ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z KOLEKTORAMI SANITARNYMI I PRZYŁĄCZAMI DLA MIEJSCOWOŚCI OSTROMICE,GM. WOLIN" - Przetargi.eGospodarka.pl
eGospodarka.pl › Przetargi	› Przetargi Wolin	› Dokończenie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn."ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z KOLEKTORAMI SANITARNYMI I PRZYŁĄCZAMI DLA MIEJSCOWOŚCI OSTROMICE,GM. WOLIN"
Ogłoszenie z dnia 2020-05-21
Ogłoszenie nr 560088140-N-2020 z dnia 21-05-2020 r.
Wolin: Dokończenie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: "ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z KOLEKTORAMI SANITARNYMI I PRZYŁĄCZAMI DLA MIEJSCOWOŚCI OSTROMICE,GM. WOLIN"
Należy wskazać projekt/program: "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja pn. "Zaprojektowanie i wybudowanie oczyszczalni ścieków wraz z kolektorami sanitarnymi i przyłączami dla miejscowości Ostromice, gm. Wolin" mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej, w tym budowę oczyszczalni ścieków wraz z kolektorami sanitarnymi i przyłączami dla miejscowości Ostromice, w gminie Wolin, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Numer ogłoszenia: 500848-N-2020
Numer ogłoszenia: 540012205-N-2020
Numer ogłoszenia: 510030897-N-2020
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina, Krajowy numer identyfikacyjny 81168551000000, ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 3261322, e-mail sekretariat@gminawolin.pl, faks 91 3261429.
Adres strony internetowej (url): www.gminawolin.pl
Dokończenie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: "ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z KOLEKTORAMI SANITARNYMI I PRZYŁĄCZAMI DLA MIEJSCOWOŚCI OSTROMICE,GM. WOLIN"
: ZP. 271. 1. 2020.HP
Przedmiotem zamówienia jest : dokończenie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: "ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z KOLEKTORAMI SANITARNYMI I PRZYŁĄCZAMI DLA MIEJSCOWOŚCI OSTROMICE,GM. WOLIN" - łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności : 1. Wykonanie robót budowlanych na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr 552/2018 z dnia 13-listopada 2018 r. polegających na : 1) montażu i uruchomieniu wyposażenia przepompowni ścieków na terenie oczyszczalni oznaczonej w projekcie budowlanym jako P0 , 2) wyposażeniu zbiornika przepompowni ścieków o brakujące elementy, w tym : montaż pompy zatapialnej w komorze osadu wstępnego według projektu technologicznego, montaż biofiltrów kominkowych ( 2 szt ), montaż sond tlenowych w komorze napowietrzania , 3) montażu przepływomierza elektromagnetycznego z przetwornikiem w studni pomiarowej według projektu technologicznego , 4) montażu zaworu antyskażeniowego i wodomierza w studni wodomierzowej , 5) montażu piezometru do obserwacji poziomu wód gruntowych , 6) montażu sterownika pracy oczyszczalni z systemem GSM do przekazu automatycznego powiadamiania operatora o pracy oczyszczalni i stanach awaryjnych, 7) dokonaniu rozruchu oczyszczalni wraz z osiągnięciem parametrów pracy określonych w dokumentacji projektowej i pozwoleniu wodnoprawnym, Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy również : - opracowanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji obsługi oczyszczalni wraz ze szkoleniem personelu, - uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie . 2. Wykonanie robót budowlanych na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr 585/2018 z dnia 29-listopada-2018 r. polegających na : 1) montażu w oparciu o projekt budowlany przepompowni ścieków oznaczonej jako P1 oraz P2 wraz z komunikacją GPS, wraz z podłączeniem rurociągów kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, 2) montażu w oparciu o zamienny projekt budowlany przepompowni ścieków oznaczonej jako P4 wraz z komunikacją GPS, wraz z podłączeniem rurociągów kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, 3) wykonaniu przyłącza energetycznego do zasilania przepompowni P4 kablem doziemnym od głównej szafy elektrycznej oczyszczalni ( 250 mb ), 4) dokonaniu rozruchu przepompowni P1;P2;P4, Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy również : - opracowanie dokumentacji powykonawczej, - uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 3. Wykonanie robót branży drogowej, polegających na: 1) odtworzeniu pasów drogowych po robotach ziemnych pod kolektory sanitarne . a) pasa drogowego drogi wewnętrznej - Dz. Nr 47 dr (odcinek od S1- S5) b) pasa drogowego drogi wewnętrznej - Dz. Nr 253 dr (odcinek od S44 do S66) c) pasa drogowego drogi wewnętrznej - Dz. Nr 251/3 dr ( odcinek od S48 do S54)
II.4) Główny kod CPV: 45252100-9
45232410-9,
45252200-0,
45400000-1,
Od dnia zawarcia umowy tj.17.02.2020 r. do dnia 30.04.2020 r. Wykonawca zobowiązany aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie: od daty zawarcia umowy do dnia : 30.04.2020 r. w tym : EATP I - dokończenie robót konstrukcyjno - budowlanych i montażowych wraz ich końcowym odbiorem oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie - w terminie do 31.03.2020 r. ETAP II - uruchomienie i rozruch instalacji wraz z uzyskanie efektu ekologicznego - w terminie do 30.04.2020 r.
1) art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w związku z § 19 ust. 2 pkt 1) lit. c Umowy (dotyczy robót zamiennych) - Wprowadzenie robót zamiennych branży sanitarnej nie powodujących zmiany wynagrodzenia i terminu realizacji,2) art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w związku z § 19 ust. 10 Umowy , 3) art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP (dotyczy robót zaniechanych) - Zmniejszenie wynagrodzenia z uwagi na zaniechanie części zakresu robót branży drogowej.
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
- art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w związku z § 13 ust. 6, 7 i 8 Umowy (dotyczy robót dodatkowych) oraz - art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w związku z § 19 ust. 5 pkt 4 Umowy (dotyczy zmiany terminu)- Zwiększenie wynagrodzenia i zmiana terminu realizacji umowy z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych branży sanitarnej, zwiększenie wynagrodzenia z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych branży drogowej
Uzasadnienie i zakres dodatkowych robót budowalnych branży sanitarnej : Inwestycja pod nazwą "Zaprojektowanie i wybudowanie oczyszczalni ścieków wraz z kolektorami sanitarnymi i przyłączami dla miejscowości Ostromice, gm. Wolin" prowadzona jest przez Zamawiającego od czerwca 2017 r. (Ogłoszenie o zamówieniu nr 539841-N-2017 z dnia 2017-06-27 r.), Umowa z pierwszym Wykonawcą Building Engineering spółka z o.o. w Szczecinie została zawarta 04.09.2017r. i opiewała na kwotę 2.048.888 zł, Zamawiający pismem z dnia 12.11.2019 r. odstąpił od umowy z Building Engineering spółka z o.o. w Szczecinie w części niewykonanej z przyczyn leżących po stronie ww. wykonawcy, Po przeprowadzeniu inwentaryzacji i po przeprowadzeniu nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Ogłoszenie o zamówieniu nr 500848-N-2020 z dnia 2020-01-08 r.), Zamawiający zawarł w dniu 17.02.2020 r. umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wolinie (Wykonawcą) na dokończenie realizacji inwestycji . W trakcie realizacji Umowy przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wolinie zgodnie z protokołami konieczności ( nr 2 i nr 3) powstała konieczność wykonania prac dodatkowych i spełnione zostały przesłanki wynikające z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp tj. zmiana dotyczy realizacji dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, które jak wynika z Protokołów konieczności nr 2, 3 stały się niezbędne a nadto: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych i technicznych, w szczególności czego dowodem jest wcześniejsza zmiana wykonawcy w ramach prowadzonej Inwestycji i wzrost kosztów całej Inwestycji, niemożność fizycznego oddzielenia zakresu dodatkowego od realizowanego zamówienia podstawowego, koszty demobilizacji i ponownej mobilizacji dotychczasowego wykonawcy, koszty zabezpieczenia miejsca realizacji zamówienia w czasie wyboru nowego wykonawcy, utratę przez zamawiającego roszczeń gwarancyjnych lub roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia podstawowego, wywołaną ingerencją w przedmiot zamówienia podstawowego przez innego wykonawcę realizującego zakres zamówienia dodatkowego,	b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność w postaci istotnego wydłużenia terminu realizacji Inwestycji i znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, czego dowodem jest wcześniejsza zmiana wykonawcy w ramach prowadzonej Inwestycji i znaczny wzrost kosztów całej inwestycji oraz przedłużenie terminu realizacji Inwestycji o ponad rok, c) wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie; Zamawiający przewidział w postaci klauzuli umownej opisanej w § 13 ust. 6, 7 i 8 Umowy w związku z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp możliwość udzielenia zamówień dodatkowych oraz zasady ich udzielenia. Zakres dodatkowych robót budowalnych branży sanitarnej obejmuje : 1) przy przepompowni "P1" wbudowanie studni zbiorczej dla dwóch przeciwległych kierunków włączeń kanałów grawitacyjnych. Rozwiązanie takie umożliwi napływ ścieków do przepompowni z jednego kierunku, 2) zastosowanie w komorach bioreaktora do pompowania osadu zatapialnych pomp wirnikowych elektrycznych, 3) zainstalowanie gotowego rusztu napowietrzającego z przyłączem sprężonego powietrza z dmuchaw. Wymagana do procesu ilość powietrza wynosi ok. 42 [Nm3/h]. Biorąc pod uwagę wymiary rzutu dna komory osadowej 2,5 x 2,0 m, powierzchnia geometryczna rusztu powinna przyjąć wymiary 1,5 x 2,0 m. Wydajność rusztu powinna osiągać wartość 8 - 10 [Nm3/h] na metr długości pojedynczego dyfuzora rurowego, 4) zwiększanie średnicy przewodu napływowego z 250 na 800 mm na odcinku 14 mb który będzie buforem dla różnicy pomiędzy maksymalnym godzinowym dopływem ścieków ( zwłaszcza przy pogodzie deszczowej ), a dopuszczalnym obciążeniem oczyszczalni w celu zwiększenia retencji na dopływie ścieków do oczyszczalni Powyższe zamiany w zakresie budowy sieci sanitarnej pkt 1)- 4) mają wpływ na wartość robót. Zgodnie z kosztorysem ofertowym zweryfikowanym przez Inspektora nadzoru wartość robót dodatkowych to kwota brutto 109 694,09 zł . Zarówno opinia kierownika budowy, Nadzoru Inwestorskiego realizowanej inwestycji jak i stanowisko przedstawiciela inwestora wskazują na zasadność wykonania wyżej wymienionych robót. Powyższe stanowisko wynika z opinii technicznej do projektu technologii oczyszczalni ścieków w Ostromicach sporządzonej przez inż. Wojciecha Bogusławskiego oraz rozwiązań technicznych przyjętych do realizacji przez kierownika budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Ponadto wprowadzono do realizacji umowy roboty zamienne w branży sanitarnej zgodnie z protokołem konieczności nr 1, nie powodujące zmiany wynagrodzenia . Uzasadnienie i zakres udzielenia zamówienia dodatkowego na roboty branży drogowej w dz. nr 251/3 i 47: W okresie od zaprzestania realizacji przedsięwzięcia pn. "Zaprojektowanie i wybudowanie oczyszczalni ścieków wraz z kolektorami sanitarnymi i przyłączeniami dla miejscowości Ostromice , gmina Wolin" przez poprzedniego Wykonawcę , tj. Building Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie- tj. od stycznia 2019 r. odcinek drogi zajęty pod sieć kanalizacyjną był w ciągłej eksploatacji. Po drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 251/3 dr odbywał się ruch pojazdów osobowych, dostawczych, , samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych. Generalnie wykonana sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest pod przedmiotowym odcinkiem drogi ( dz. nr 251/3 dr ) w ½ części jezdni. Brak odtworzeń nawierzchni i podbudowy bezpośrednio po zakończonych robotach ziemnych , na skutek ciągłego przejazdu samochodów osobowych , dostawczych , samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych przyczyniły się do postępującej degradacji istniejącej nawierzchni bitumicznej po obydwu stronach jezdni. W styczniu 2020 r. został określony zakres robót odtworzeniowych na podstawie oględzin i pomiarów w terenie, uwzględniający miejsca rozebrane pod wykopy. Po wykonaniu robót przygotowawczych w zakresie robót odtworzeniowych polegających na usunięciu zalegającej ziemi na istniejących fragmentach nawierzchni bitumicznej , stwierdzono że istniejące nawierzchnie bitumiczne uległy rozległym uszkodzeniom ( obłamane krawędzie jezdni , bardzo duże spękania siatkowe oraz liczne ubytki ) powstałe w czasie w wyniku ruchu pojazdów samochodowych i maszyn budowlanych. W związku z powyższym zachodzi konieczność wykonania dodatkowych wzmocnień podbudowy poza zakresem miejsc rozebranych oraz wykonania warstwy ścieralnej jezdni w technologii innej niż założono w umowie. Zakres robót drogowych objętych dotychczasowa umową obejmował odtworzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu grysu kamiennego frakcji 2-8. Powyższe uwarunkowania kwalifikują przedmiotowy odcinek drogi do przebudowy drogi na całej szerokości jezdni. Ostatecznych zniszczeń i stanu technicznego nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 251/3 dr nie można było przewidzieć na podstawie oględzin i pomiarów w terenie przed usunięciem ziemi zalegającej istniejące nawierzchnie bitumiczne. Zakres robót drogowych do wykonania w ramach robót dodatkowych: 1) regulacja włazów studni do poziomu nowej warstwy ścieralnej; 2) wykonanie wzmocnienia ( nowej podbudowy grub. 15 cm ) w miejscach zniszczonej nawierzchni; 3) wykonanie warstwy wiążącej grub. 5 cm z betonu asfaltowego wbudowanego na gorąco; 4) wykonanie profilowania mieszankami mineralno - bitumicznymi wbudowanymi na gorąco do poziomu wymaganej niwelety jezdni; 5) wykonanie warstwy ścieralnej grub. 4 cm z betonu asfaltowego wbudowanego na gorąco; 6) wzmocnienie i wyprofilowanie nawierzchni istn. zjazdów kruszywami kamiennymi Po podjęciu decyzji w sprawie wykonania robót dodatkowych branży drogowej zdecydowano o konieczności zaniechania robót w dz. nr 251/3 i 47 polegających na: 1/ Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu grysu kamiennego frakcji 2-8 ilość kruszywa 30,0 dm3/m2 ( grubość mieszanki emulsyjno - grysowej min. 3,5 cm ) - zgodnie z protokołami konieczności nr 3. Powyższe zamiany pkt 1)-6) mają wpływ na wartość robót branży drogowej. W oparciu o kosztorysy zweryfikowane przez Inspektora Nadzoru branży drogowej wartość robót dodatkowych to kwota 93772,23 zł. netto + 23% Vat , natomiast wartość robót zaniechanych wynosi : 33545,47 zł. netto +23 Vat . Zmiana ta powoduje zwiększenie wynagrodzenia umownego o kwotę: 60226,76 zł netto + 23% podatku Vat. Co daje kwotę 74 078,91 zł. brutto.
INNE PRZETARGI WOLIN
Dokończenie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn."ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z KOLEKTORAMI SANITARNYMI I PRZYŁĄCZAMI DLA MIEJSCOWOŚCI OSTROMICE,GM. WOLIN"
więcej: przetargi WOLIN »
Budowa drogi gminnej 270852W ul. Polnej i 270853W ul. Brzozowej w Wiązownie
Remont 5 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 5 części.
Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu Kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca (etap II)
Zamówienie z wolnej ręki - "Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej Rynek 22 z zagospodarowaniem terenu"
Wykonanie robót budowlanych - rozbudowa drogi powiatowej nr 1451G oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1463G realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
"Zakup i montaż windy osobowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a"
więcej: Roboty w zakresie nawierzchni dróg »
Budowa budynku usług publicznych przy ul. Drogowców w Myślenicach Etap II
DOSTAWA materiałów do założenia poletek świadczalnych-sadzonk winorośli szczepione na podkładce spełniającej standardy jakości min. CAC, -elementów metalowych do budowy konstrukcji nośnej winorośli, -materiałów ogrodniczych, w ramach projektu nt. "Innowacyjna technologia wytwarzania i rozlewu wina gronowego oraz sposób organizacji produkcji jako czynniki podniesienia jakości produktów winiarskich wytworzonych lokalnie", w ramach działania M16 "Współpraca" PROW 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFRROW, nr umowy 00002.DDD.6509.00027.2018.01.
Przetarg nieograniczony na usługę konserwacji monitoringu miejskiego w Radomiu na lata 2020-2023.
Dostawa podłoży do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą aparatu i testów identyfikacyjnych i testów do oznaczania lekowrażliwości w MIC i SIR oraz materiałów zużywalnych do automatycznego analizatora bakteriologicznego wraz z dzierżawą analizatora.
1.	Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Wyłączenie z eksploatacji gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN 250 PN 1,6MPa relacji Jeleniów - Dziwiszów na odcinku węzeł Jeleniów - SRP Jelenia Góra Sobieskiego wraz z odgałęzieniami - Etap II". 2.	Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt Umowy.
Przebudowa gabinetów rehabilitacyjnych zlokalizowanych na parterze w Przychodni Brackiej Wesoła przy ul. Osmańczyka 4 w Mysłowicach, celem zorganizowania pracowni badań RTG
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 do stacji gazowej Zawiła
Modernizacja stanowiska NO cystern samochodowych LA-3031-C w zakresie wymiany ramion załadowczych na węże elastyczne, numer referencyjny: RZ/45/ZN/2020/PLNG

References: art. 144
 art. 144
 art. 144
 art. 144
 art. 144
 art. 144
 art. 144
 art. 144
 art. 144