Source: http://slideplayer.es/slide/314690/
Timestamp: 2017-08-18 17:10:18+00:00

Document:
Multas a PROACTIVA Incumplimiento /pliego cargos Causa de la multa Fecha y No. Resolución Valor de la multa Estado Actual Junio 21 de 2007 Octubre 20 de. - ppt descargar
Publicada porSens Lujan Modificado hace 3 años
Presentación del tema: "Multas a PROACTIVA Incumplimiento /pliego cargos Causa de la multa Fecha y No. Resolución Valor de la multa Estado Actual Junio 21 de 2007 Octubre 20 de."— Transcripción de la presentación:
1 Multas a PROACTIVA Incumplimiento /pliego cargos Causa de la multa Fecha y No. Resolución Valor de la multa Estado Actual Junio 21 de 2007 Octubre 20 de 2008 Proactiva no cuenta con la maquinaria y equipo necesarios para la ejecución del contrato Resolución 486 de julio 2 de 2009 $94.411.000Proactiva interpuso recurso de reposición Julio 5 de 2007 Marzo 14 de 2008 Proactiva no construyó el campamento, ni las oficinas de administración Resolución 425 de junio 1 de 2009 $74.535.000Decisión confirmada Resolución 538 de 2009 Mayo 26 de 2009 Mayo 27 de 2009 Proactiva no cuenta con las compactadoras destinadas a la operación del Relleno Resolución 488 de julio 6 de 2009 $9.938.000Decisión confirmada Resolución 537 de 2009 Octubre 17/08 Octubre 28/08 Proactiva no cumple con el control de olores Resolución 528 de 2009 $24.845.000En etapa de notificación Abril 23/09 Mayo 5/09 Proactiva no realiza reparaciones mayores a la maquinaria Resolución 518 agosto 10 de 2009 $74.535.000En etapa de notificación
2 Multas a STL (en proceso) Incumplimiento /pliego cargos Causa de la multaEstado Actual Octubre 24 de 2008 Noviembre 28 de 2008 STL no cuenta con planta eléctrica auxiliar y no cumple requerimientos de información de la interventoría Existe proyecto de resolución resolviendo la actuación en el despacho del Director Jurídico (e) Sept. 17 de 2008 Octubre 31 de 2008 STL falta conexión de un módulo de comunicación con redes telefónicas (modem) para que la interventoría y UAESP reciban la información del sistema de registro y control del sistema de tratamiento de lixiviados En revisión auto de nombramiento del perito Octubre 31/08 STL incumple especificaciones de manejo, operación, transporte y disposición en la celda de lodos Se recibió concepto técnico de la Dirección Operativa UAESP y se está evaluando
3 Multas en proceso Proactiva Incumplimiento /pliego cargos Causa de la multaEstado Actual Julio 24 de 2007 Abril 30 de 2008 Proactiva no construyó el sistema de extracción de Biogás En evaluación concepto técnico de la Dirección Operativa Ecocapital Incumplimiento /pliego cargos Causa de la multaEstado Actual Junio 25/07 Octubre 22/08 Ecocapital no facturó montos adeudados remanentes de la concesión anterior Se concilió en Procuraduría en abril 28 de 2009. Pendiente aprobación del tribunal de arbitramento
4 Prorrogas a Proactiva S.A. Contrato prórrogas Fecha inicio Fecha final Dura- ción Cronograma nueva licitación Contrato inicial marzo 9 de 2000 marzo 8 de 2005 1ra prórrogamarzo 9 de 2005 Sept. 8 de 2007 30 meses Julio 2007 UAESP abre la licitación pública 8 de 2007 2da prórrogaSept. 9 de 2007 Dic. 8 de 2007 3 meses Septiembre 2007 suspendida licitación por fallo de tutela que ordena solicitar Licencia Ambiental 3ra prórrogaDic. 9 de 2007 abril 8 de 2008 4 meses La UAESP termina la licitación el 27 de marzo de 2008 e inicia los trámites para obtener la Licencia Ambiental 4ta prórrogaabril 9 de 2008 oct. 8 de 2009 18 meses Licencia Ambiental Resolución CAR No. 946 de 13 de mayo de 2009 Licitación 3 del 23 de junio de 2009 Derrumbe Dique sur julio de 2009
Descargar ppt "Multas a PROACTIVA Incumplimiento /pliego cargos Causa de la multa Fecha y No. Resolución Valor de la multa Estado Actual Junio 21 de 2007 Octubre 20 de."

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución