Source: http://www.reteambiente.it/normativa/31938/
Timestamp: 2019-09-23 14:27:10+00:00

Document:
Dm Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 > ReteAmbiente
Vai all'articolo... T1 Articolo 1 T2 T2C1 Articolo 2 Articolo 3 T2C2 Articolo 4 Articolo 5 T2C3 Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10 Articolo 11 Articolo 12 T2C4 Articolo 13 Articolo 14 Articolo 15 T3 T3C1 Articolo 16 Articolo 17 T3C2 Articolo 18 Articolo 19 Articolo 20 Articolo 21 Articolo 22 Articolo 23 Articolo 24 Articolo 25 Articolo 26 T4 Articolo 27 Articolo 28
Dm Trasporti 7 marzo 2018, n. 49
Appalti - Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione - Attuazione articolo 111, Dlgs 50/2016
Parole chiave: Appalti e acquisti verdi | Controlli | Linee guida / Norme tecniche | Edilizia | Bandi
Appalti verdi, dal 30 maggio nuove regole per direzione lavori (22/05/2018)
Appalti, procedura negoziata fino a 1 milione di euro (11/05/2011)
(Gu 15 maggio 2018 n. 111)
Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante "Attuazione della direttiva 2000/35/Ce relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali";
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici", e successive modificazioni;
a) "Autorità", l'Autorità nazionale anticorruzione;
b) "Codice", il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici", e successive modificazioni;
c) "disposizioni di servizio", gli atti mediante i quali il responsabile unico del procedimento impartisce al Direttore dei lavori, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori e al Direttore dell'esecuzione le indicazioni di cui al presente decreto;
d) "ordini di servizio", gli atti mediante i quali il responsabile unico del procedimento, il Direttore dei lavori e il Direttore dell'esecuzione impartiscono all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni operative in ordine all'esecuzione delle prestazioni;
e) "Rup", il responsabile unico del procedimento;
f) "programma di esecuzione dei lavori", il documento che l'esecutore, in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, deve presentare prima dell'inizio dei lavori, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della
quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
8. Il Direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al Rup unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del Codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.
1. L'incarico di Direttore dell'esecuzione é, di norma, ricoperto dal Rup, tranne i casi indicati nelle linee guida adottate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del Codice.

References: Articolo 1
 Articolo 2
 Articolo 3
 Articolo 4
 Articolo 5
 Articolo 6
 Articolo 7
 Articolo 8
 Articolo 9
 Articolo 10
 Articolo 11
 Articolo 12
 Articolo 13
 Articolo 14
 Articolo 15
 Articolo 16
 Articolo 17
 Articolo 18
 Articolo 19
 Articolo 20
 Articolo 21
 Articolo 22
 Articolo 23
 Articolo 24
 Articolo 25
 Articolo 26
 Articolo 27
 Articolo 28
 articolo 111