Source: http://docplayer.it/1012061-Laboratorio-di-politiche-lapo.html
Timestamp: 2017-06-22 16:40:05+00:00

Document:
1 Laboratorio di Politiche (LAPO) Consorzio per la Ricerca e l Educazione Permanente (COREP) Via Ventimiglia 115, Torino - tel Programmi di recupero urbano: processi di attuazione e capitale sociale La descrizione dei casi di studio II Rapporto di ricerca Torino, luglio 20042 Il gruppo di ricerca Luigi Bobbio (direttore) Docente di Analisi delle politiche pubbliche presso la Facoltà di Scienze politiche dell Università di Torino e Direttore del Master in Analisi delle politiche pubbliche del Corep (Consorzio per la Ricerca e l Educazione Permanente) di Torino; Andrea Pillon (coordinatore) Membro dell Associazione Avventura Urbana, specializzata in progettazione partecipata e membro della Commissione didattica del Master in Analisi delle politiche pubbliche del Corep di Torino; Iolanda Romano (ricercatrice) Presidente dell Associazione Avventura Urbana e esperta di politiche di rigenerazione urbana, facilitazione e mediazione dei conflitti; Patrizia Saroglia (ricercatrice) Coordinatrice del Master in Sviluppo Locale dell Università del Piemonte Orientale. Il caso del Pru di Via Artom è stato redatto da Sara Carneri (dottoranda in Pianificazione territoriale presso l Università di Venezia) su materiale in parte raccolto da Anna Dorangricchia (consulente presso l Università di Torino). Laboratorio di Politiche (LAPO) Secondo rapporto di ricerca 23 Indice Premessa... 6 PARTE PRIMA: LA DESCRIZIONE DEI CASI DI STUDIO... 7 Il Programma di Recupero Urbano di via Artom a Torino... 8 Descrizione del programma... 8 L area di intervento... 8 Il Programma di recupero urbano... 9 Lo stato di avanzamento dei lavori Considerazioni sul processo adottato Caratteristiche generali del programma Come è stato condotto il processo Principali nodi problematici e strategie messe in atto per affrontarli Impatto e ricadute sul territorio delle diverse azioni previste dai programmi Conclusioni Il Programma di Recupero Urbano di Venaria Descrizione del programma L area di intervento Il programma di recupero urbano Stato di avanzamento lavori Considerazioni sul processo adottato Caratteristiche generali del programma Come è stato condotto il processo Principali nodi problematici e strategie messe in atto per affrontarli Impatto e ricadute sul territorio Conclusioni Il Programma di Recupero Urbano Borgata Paradiso di Grugliasco Descrizione del programma L area di intervento Il programma di recupero urbano Lo stato di avanzamento dei lavori Considerazioni sul processo adottato Caratteristiche generali del programma Come è stato condotto il processo Principali nodi problematici e strategie messe in atto per affrontarli Impatto e ricadute sul territorio Conclusioni Il Programma di Recupero Urbano Emilio di Novi Ligure Descrizione del programma Laboratorio di Politiche (LAPO) Secondo rapporto di ricerca 34 L area di intervento Il programma di recupero urbano Lo stato di avanzamento dei lavori Considerazioni sul processo adottato Caratteristiche generali del programma Come è stato condotto il processo Principali nodi problematici e strategie messe in atto per affrontarli Impatto e ricadute sul territorio delle diverse azioni previste dai programmi Conclusioni PARTE SECONDA: LE INTERVISTE AI TESTIMONI PRIVELEGIATI Elenco delle Interviste Comune di Torino - Restituzione delle interviste Intervista al Responsabile di procedimento Pru - Settore Periferie Intervista al Responsabile di procedimento Pru per la Regione Piemonte Intervista al Responsabile dei Servizi Sociali della Circoscrizione Intervista al Funzionario incaricato per la redazione del progetto preliminare Pru Intervista al Presidente del Comitato Inquilini, case popolari di via Artom Intervista al Presidente dell Associazione commercianti Mirafiori Intervista al Dirigente del Settore Periferie Comune di Venaria Reale - restituzione delle interviste Intervista all attuale assessore all Urbanistica e LLPP, impegnato nel Pru a partire dal Intervista all attuale Dirigente all Urbanistica, Responsabile del procedimento Pru Intervista al Funzionario del settore Nuova Venaria Intervista al Funzionario del settore Nuova Venaria Intervista al Funzionario dell ufficio Lavori Pubblici Responsabile degli interventi di p.zza Cavour, via San Marchese e le rotonde Intervista al Funzionario dell ufficio Manutenzione Responsabile degli interventi dei parchi Vespucci e Magellano e del Centro sociale Intervista al Direttore generale del Comune Impegnato nella realizzazione del Pru a partire dal Intervista al Progettista Atc, Incaricato della progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria del comparto Atc Intervista al Professionista dell associazione La Città Liquida Intervista al Presidente del Comitato Spontaneo di quartiere Comune di Grugliasco - restituzione delle interviste Intervista all attuale Responsabile di Procedimento Intervista al Sindaco del Comune di Grugliasco, in carica nel 1998 al Intervista alla psicologa dell Ufficio Politiche Sociali del Comune di Grugliasco Laboratorio di Politiche (LAPO) Secondo rapporto di ricerca 45 Intervista al Responsabile del Settore Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Torino Intervista ad un Funzionario dell Osservatorio sull Edilizia della Regione Piemonte Comune di Novi Ligure - restituzione delle interviste Intervista al Responsabile di procedimento Pru Intervista al gestore della Città dei ragazzi di Novi Ligure Intervista ai tecnici dell ufficio Urbanistica, collaboratori del RdP Intervista al gestore della centro sportivo All Seasons Laboratorio di Politiche (LAPO) Secondo rapporto di ricerca 56 Premessa Nel presente rapporto sono descritti i quattro Programmi di Recupero Urbano (PRU) oggetto della ricerca: il PRU di via Artom di Torino e i PRU dei Comuni di Grugliasco, Venaria Reale e Novi Ligure. I programmi sono stati ricostruiti sulla base della documentazione amministrativa raccolta presso la Regione Piemonte Direzione Osservatorio per l Edilizia - e presso gli uffici tecnici dei quattro Comuni. La ricostruzione dei casi è stata completata attraverso la realizzazione 30 interviste somministrate agli attori significativi che hanno partecipato alla progettazione e/o alla realizzazione dei programmi (referenti politici e amministrativi dei comuni, tecnici e dirigenti delle due Agenzia di gestione del patrimonio di edilizia pubblica, rappresentanti delle associazioni locali e dei comitati di cittadini). Per i quattro PRU vengono descritti: le caratteristiche essenziali dei programmi; lo stato di attuazione dei lavori; la descrizione delle caratteristiche del processo decisionale adottato e i principali nodi problematici che le amministrazioni hanno dovuto affrontare per l attuazione dei progetti. La parte finale del rapporto contiene le restituzioni delle interviste svolte. Dei trenta interlocutori contattati, uno solo non ha consentito di pubblicare il testo dell intervista. Laboratorio di Politiche (LAPO) Secondo rapporto di ricerca 67 PARTE PRIMA: LA DESCRIZIONE DEI CASI DI STUDIO Il Programma di Recupero Urbano di via Artom a Torino Il Programma di Recupero Urbano del Comune di Venaria Reale Il Programma di Recupero Urbano del Comune di Grugliasco Il Programma di recupero Urbano del Comune di Novi Ligure Laboratorio di Politiche (LAPO) Secondo rapporto di ricerca 78 Il Programma di Recupero Urbano di via Artom a Torino di Sara Carneri L area di intervento Descrizione del programma Descrizione dell area Il Programma di recupero urbano di via Artom si configura come un insieme molto articolato di interventi rivolti alla riqualificazione fisica, edilizia ed urbanistica che vanno ad insistere su una zona piuttosto ampia della periferia Sud Est di Torino, al confine con i Comuni di Moncalieri e Nichelino. La perimetrazione del Pru di via Artom individua in un area della Circoscrizione 10, nella zona Basse Lingotto e Borgata Mirafiori, il fuoco degli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana. L obiettivo è quello di migliorare il tessuto urbanistico e sociale degli edifici di edilizia residenziale pubblica sorti tra via Fratelli Garrone e via Artom, e realizzati tra il 1965 e il 1966, con un sistema di prefabbricazione integrale, per dare alloggio alle famiglie trasferite dai baraccamenti 1 e quelle assegnatarie in base alle prime graduatorie comunali. Si tratta di un complesso di otto edifici a torre in cui risiedono circa 780 famiglie. Il quartiere si presenta molto frammentato, con la presenza di diversi tipi di edilizia: case popolari, case Fiat, case di edilizia privata, con in mezzo un grande parco che costituisce un polmone verde per il quartiere 2. All interno di quest area frammentata e marginale, racchiusa tra Corso Unione Sovietica, via Onorato Vigliani, il Comune di Moncalieri ad Est e le sponde del Sangone a Sud, la città di Torino ha deciso di intervenire con un investimento di 281 miliardi di lire. Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria degli edifici di edilizia pubblica di via Artom, della riqualificazione dei cortili interni, ma anche di interventi di riqualificazione e ridisegno di alcuni tracciati viari, della rinaturalizzazione di parco Colonnetti e della ristrutturazione di alcuni complessi edilizi in cui collocare alcuni servizi di quartiere e di interesse urbano. Elementi di crisi A livello cittadino l area è percepita come un luogo con alto livello di degrado sociale e urbanistico, malgrado la presenza sul territorio di numerose associazioni, due polisportive e alcuni comitati spontanei 3. In fase di elaborazione della candidatura del programma di interventi c era una crescente consapevolezza circa il carattere di 1 Termine con cui si definivano una serie di alloggi temporanei per famiglie senza tetto o per famiglie immigrate. 2 Intervista al Responsabile di procedimento per il settore Periferie in allegato. 3 Intervista al Responsabile di procedimento per il settore Periferie in allegato. Laboratorio di Politiche (LAPO) Secondo rapporto di ricerca 89 degrado sociale - in termini di povertà, di marginalità crescente e di illegalità diffusa - che connotava l area di via Artom, tanto da far ritenere che l abbattimento di due torri, edifici sostanzialmente fuori controllo 4, potesse rappresentare un intervento utile al fine di risanare una situazione di grave illegalità. Uno studio relativo alla struttura demografica, economica e socio-professionale, affidato all Ires, rendeva conto della concentrazione di una molteplicità di problematiche proprio nella periferia Sud (Circoscrizione 10) e Nord (Circoscrizione 5, 6) di Torino. Zone che avevano subito una profonda trasformazione tra la metà degli anni 50 e la metà degli anni 60, a seguito della crescita dell industria torinese e che a metà anni 90 si trovano ad affrontare una sfida importante, poste al centro di una forte politica di riqualificazione e di rivitalizzazione delle periferie urbane. L elaborazione del Pru di via Artom viene accompagnata da una ulteriore indagine conoscitiva, condotta attraverso una serie di interviste a soggetti locali, da cui emerge però un immagine di degrado del quartiere meno drastica rispetto ai luoghi comuni sulla situazione dell area, grazie alla presenza di una rete attiva di risposta a quel degrado, una rete dotata di un certo grado di progettualità. Il degrado era sicuramente un degrado edilizio, la situazione era caratterizzata dalla presenza di sacche di criminalità, da disagio giovanile, alto grado di dispersione scolastica, chiusura delle scuole medie. La richiesta di servizi si traduceva in domanda di spazi di aggregazione sociale, riorganizzazione delle strutture sanitarie e servizi ai cittadini. Ma l indagine fece emergere anche la presenza di diversi tentativi di bloccare tale degrado grazie alla presenza di reti associative 5. Il Programma di recupero urbano Motivazioni per avviare il programma Le aree individuate dalla Città di Torino interessano i quartieri di edilizia residenziale pubblica in situazioni di maggiore criticità dal punto di vista fisico-edilizio e urbanistico, dove sono necessari importanti interventi di manutenzione straordinaria degli edifici e delle aree pertinenziali, di rifunzionalizzazione dei servizi interni ai quartieri, a volte previsti dal progetto originale ma generalmente mai attivati. Inoltre questi quartieri presentano problemi di ordine sociale, poiché i meccanismi di assegnazione degli alloggi istituiscono una corsia preferenziale all insediamento dei nuclei famigliari in situazione di vulnerabilità economica e marginalità sociale, andando ad aggravare equilibri abitativi e relazionali costruiti faticosamente negli anni di maggior sviluppo industriale e di forte immigrazione dalle regioni del Sud Italia. I tre Pru torinesi in fase di attuazione si pongono quindi come occasione di riqualificazione di ampie porzioni della periferia pubblica urbana, andando ad interessare i quartieri di via Artom (Q ) a Sud, via Ivrea (Q51) a Nord Est, e C.so Grosseto (Q16 e Q37) a Nord Ovest. Proprio il carattere innovativo di tali programmi, in seguito alla ridefinizione in sede regionale delle indicazioni ministeriali L.493/1993 e successivi D.M. del dicembre , orientate prevalentemente ad interventi di recupero fisico-urbanistico, verso una maggiore attenzione agli aspetti legati ai fenomeni di disagio sociale e di fragilità in 4 Osservazioni della Città di Torino, Assessorato Edilizia Pubblica e Patrimonio, 24 ottobre Intervista al Funzionario incaricato della presentazione del progetto preliminare Pru (1995) in allegato. Laboratorio di Politiche (LAPO) Secondo rapporto di ricerca 910 tema di sviluppo locale 6, spinge l Amministrazione torinese ad individuare alcune zone della periferia urbana in cui fosse urgente intervenire per contrastare una situazione di degrado urbano e di forte marginalità sociale. Ai Comuni dell Area Metropolitana Torinese e ai Capoluoghi di provincia viene quindi richiesto di definire delle linee di indirizzo nell ambito di un programma preliminare, che individuasse congiuntamente con l Agenzia territoriale per la casa (Atc), ente proprietario e gestore del patrimonio di edilizia pubblica, i quartieri in cui era necessario intervenire in modo prioritario, indicandone le problematiche più gravi e le ipotesi di intervento ritenute più urgenti. In questo senso, la decisione di candidare l area di via Artom ai finanziamenti Pru è da ricondurre alla forte richiesta del territorio di interventi di riqualificazione del quartiere. Il quartiere risulta inoltre ricompreso nelle aree a declino industriale, definite dall Unione Europea al fine dell assegnazione dei fondi strutturali, rispetto ai quali la Regione Piemonte ha attribuito un importante ruolo complementare ai finanziamenti ex-gescal nell ottica di sviluppare nuove iniziative economiche e di rilanciarne le potenzialità. Genesi del programma La delibera del Consiglio Comunale, con cui vengono approvate le delimitazioni degli ambiti territoriali dei tre Pru torinesi porta la data del gennaio 95, mentre entro il mese di luglio dello stesso anno il Comune, in collaborazione con l Atc, il Consorzio Intercomunale Torinese (Cit) e FinPiemonte spa, predispone i documenti necessari a presentare richiesta di finanziamento alla Regione. La documentazione riguardava l analisi delle condizioni di intervento, le indicazioni degli obiettivi e lo schema del programma di interventi. Nel mese di ottobre del 95 seguono da parte della Regione alcune richieste di integrazione al fine di chiarire in modo puntuale quali debbano essere gli interventi prioritari e indispensabili per risolvere i problemi più gravi del quartiere 7, e di precisare la ripartizione dei finanziamenti per ciascun ambito di intervento previsto e le indicazioni temporali. A ciò fa seguito una nota dell assessorato all Edilizia Pubblica e Patrimonio, con cui si precisa come tutti gli interventi siano finalizzati al recupero sociale del quartiere, a partire dall assunto che tali processi di degrado hanno una dimensione e determinanti multiple 8, e sia necessaria una attenta valutazione circa le modalità con cui si intende ricollocare le famiglie che dovranno essere trasferite in seguito all abbattimento dei due edifici di edilizia pubblica di via Artom. 6 Si veda la D.R. 20 settembre 1994, in cui si suggerisce ai Comuni di tenere conto degli indirizzi Urban nel formulare le proposte per i Pru, e la successiva D.R. del 30 luglio 1996 in cui vengono fornite ulteriori indicazioni circa i criteri di valutazione delle proposte, in base alla rispondenza alle finalità contenute nell iniziativa comunitaria Urban, oltre che ai criteri approvati dal Ministero LLPP e alle priorità definite a livello comunale. Sulla base della valutazione complessiva delle proposte pervenute, la Regione Piemonte proponeva quindi di individuare diverse tipologie di Programmi di recupero urbano: Programmi pilota, in quanto si configurano per il carattere innovativo e per la rispondenza alle finalità espresse da Urban e Programmi standard, rispondenti ai soli requisiti ministeriali, decidendo di assegnare priorità alle proposte di programma che meritassero di essere classificate come Programmi pilota. 7 Nota della Regione Piemonte, 2 ottobre Nota della Città di Torino, Assessorato Edilizia Pubblica e Patrimonio, 24 ottobre Laboratorio di Politiche (LAPO) Secondo rapporto di ricerca 1011 Il Programma di recupero urbano di via Artom viene quindi adottato in Consiglio Comunale nell ottobre del 96, a conclusione della elaborazione del programma preliminare da parte del Cit, ente incaricato di seguire la fase di redazione della proposta, e viene ammesso a finanziamento come Programma pilota con Delibera della Giunta Regionale del 6 ottobre Ciò comporta il cofinanziamento tra vari livelli di governo, il contributo degli abitanti negli interventi di riqualificazione dei quartieri, in termini di lavoro, disponibilità e risorse attivabili, l avvio di azioni di sostegno delle categorie e dei soggetti più vulnerabili ed in condizione di grave disagio sociale, l attivazione di azioni di sostegno all occupazione e di miglioramento dell offerta formativa, in relazione ai soggetti inattivi e il coinvolgimento del mondo associativo, con particolare riguardo alle associazioni impegnate nell ambito sociale e socioassistenziale. L iter di formazione del Programma di recupero urbano rende conto della complessità con cui si è giunti alla redazione conclusiva, dovuta in parte alla necessità di coinvolgere risorse e progettualità da parte di soggetti privati, come richiesto dalla Regione Piemonte, in parte alle procedure necessarie per l adozione definitiva di distinte varianti parziali al Prg vigente (approvato nel maggio del 95), onde conseguire la piena conformità urbanistica degli interventi privati proposti negli ambiti del Pru. Anche gli interventi di manutenzione straordinaria del comparto di edilizia pubblica comportano una attenta valutazione e successive modificazioni poiché l abbattimento di due edifici, in via Artom 99 e in via Fratelli Garrone 73, necessita di uno sforzo notevole nel predisporre un piano di movimentazione degli inquilini da riallocare e nell acquisizione di 200 alloggi da parte dell Amministrazione. Data la centralità del parco Colonnetti e la vicinanza del fiume Sangone, il Programma si propone di affrontare la riqualificazione dell area anche a partire dalla valorizzazione delle risorse ambientali di cui dispone. In questo senso il ridisegno della centralità dei luoghi ha a che fare con il recupero delle testimonianze storico artistiche, rappresentate dai castelli di Mirafiori e di Stupinigi, dal Mausoleo della Bela Rosin e dalle antiche cascine, con la creazione di percorsi e di centri di interesse cittadino (come ad esempio trasferimento della mostra/esposizione di Experimenta). Sono inoltre previsti interventi di sistemazione della sede viaria di via Pisacane, con un nuovo progetto di arredo urbano, la realizzazione di una nuova piazza e di un parcheggio in via Candiolo, la realizzazione dell ingresso ad Experimenta, nei pressi del parco Colonnetti, dove erano previsti anche due nuovi parcheggi, uno a Sud e l altro a Nord di via Artom, con la rilocalizzazione della bocciofila e nuove aree gioco per bambini su via Onorato Vigliani, e la realizzazione di un centro di ippoterapia. Evoluzione del programma Gli interventi previsti nell ambito del Pru possono essere ricondotti a tre principali ambiti di azione. Il primo, ha a che fare con interventi realizzabili con il solo ricorso a finanziamenti pubblici ex-gescal, comunali, e regionali che riguardano il miglioramento degli spazi pubblici, degli assi viari e delle connessioni con la città, allo scopo di migliorare la qualità complessiva dell area, in un ottica di ricerca di nuove centralità. Nello specifico, gli interventi ritenuti ammissibili a finanziamento riguardano: Laboratorio di Politiche (LAPO) Secondo rapporto di ricerca 1112 - la sistemazione della viabilità di secondo livello e di alcune strade di quartiere. Gli interventi riguardano in particolare la costruzione di un ponte tra via Artom e il Comune di Nichelino, la realizzazione di un sottopasso in via Artom, la sistemazione di via Panetti e la sistemazione della sede viaria (arredo urbano, verde) della strada delle Cacce ( L. xmilioni); - la realizzazione di parcheggi di servizio al parco Colonnetti, a Nord e a Sud di via Artom, e di un parcheggio tra l Istituto G. Ferrarsi e il mausoleo Bela Rosin (3.350 L.xmilioni); - la realizzazione della pista ciclabile Stupinigi e della passerella sul Sangone ( L. xmilioni); - la riqualificazione di alcuni spazi pubblici tra cui la sistemazione dell area mercatale e dei parcheggi dell area adiacente alla scuola Capuana, la sistemazione della sede viaria e l arredo urbano di via Pavese, la sistemazione della sede viaria, parcheggio e arredo urbano di via Farinelli/Togliatti, il recupero ambientale di borgata Mirafiori su Corso Unione Sovietica, la realizzazione di una piazza, con previsione di parcheggi, aree verdi e arredo urbano tra via Candiolo e via Monastir, la sistemazione della sede viaria di via Pisacane e il rinnovo degli impianti di illuminazione pubblica di via Vigliani/via Artom (9.030 L. xmilioni); - la realizzazione e riqualificazione di alcuni impianti sportivi e ricreativi come la sistemazione esterna dell ex scuola Levi a impianti sportivi, la realizzazione di una bocciofila, di una pista di pattinaggio e la ricollocazione della sede del circolo Guido Rossa, la realizzazione della sede di Experimenta all interno del parco Colonnetti, la sistemazione del verde e dei giochi per bambini in via Vigliani e via Artom e la realizzazione di un centro di ippoterapia (5.640 L. xmilioni); - la riqualificazione ambientale delle aree pubbliche delle sponde del Sangone che, dopo gli interventi di bonifica e rinatualizzazione, e il recupero degli orti urbani, potrà diventare un parco fluviale urbano ( L. xmilioni); - la riqualificazione e riconversione d uso di alcuni servizi pubblici. Gli interventi riguardano la ristrutturazione del mausoleo Bela Rosin e le opere di manutenzione di un asilo nido in Strada Castello di Mirafiori, la manutenzione straordinaria del palazzotto le Cupole in via Artom, la manutenzione straordinaria dell edificio della scuola Cairoli in via Millelire, la ristrutturazione dell asilo I Gabbiani in via Artom, la manutenzione straordinaria della scuola C. Levi, e il riuso di alcuni locali per laboratori di comunicazione, arte, ambiente naturale, ludoteca e galleria espositiva, la ristrutturazione dell ex scuola Pavese per usi della Circoscrizione, della biblioteca e dei Vigili urbani, il recupero del fabbricato ex-cnr per Experimenta, la manutenzione straordinaria del complesso scolastico E13 in Strada Castello di Mirafiori e gli interventi per l ospedale Valletta di via Farinelli ( L. xmilioni); - la realizzazione della rete di teleriscaldamento nella zona di Mirafiori Sud (850 L. xmilioni). Il secondo ambito di azione riguarda un certo numero di interventi da realizzarsi con il concorso di risorse pubbliche e private, finalizzati al recupero e alla manutenzione Laboratorio di Politiche (LAPO) Secondo rapporto di ricerca 1213 straordinaria del patrimonio di edilizia economica popolare, con riferimento agli edifici e agli spazi comuni interni agli stabili di via Artom e alle connessioni con l esterno. Questi includono: - interventi di sostituzione di porzioni del comparto di edilizia residenziale pubblica che riguardano sia alloggi che locali adibiti al commercio, artigianato e terziario. Si tratta in particolare di interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi di via Artom, dell acquisizione di 292 alloggi in cui poter trasferire le famiglie che risiedono nelle due torri di cui si prevede la demolizione e della realizzazione di 35 alloggi Erps in via Artom. A ciò si aggiunge la realizzazione di nuovi edifici di edilizia residenziale pubblica agevolata nell area di via Imperia/Portofino ( L.xmilioni); - interventi di riqualificazione ambientale e di sistemazione del parco Colonnetti, a cui si aggiunge la ricerca di connessioni con il parco fluviale del Sangone. L ipotesi progettuale riguarda il miglioramento delle zone verdi esistenti, la realizzazione di viali alberati e di percorsi botanici, di soste per il gioco dei bambini, di attrezzature e di servizi che migliorino la fruibilità del parco, di sistemazione dell impianto di illuminazione e dell arredo urbano ( L.xmilioni); - interventi da realizzarsi su Aree di trasformazione, negli ambiti Somalia 1 e 16.g Somalia 2, nell ambito 16.f De Maistre e in quello Fleming con la realizzazione di 24 alloggi ( L.xmilioni); - interventi funzionali all inserimento di attività di recupero sociale in aree ed edifici in concessione dalla Città, con riferimento alla realizzazione della lavanderia industriale Enzo b e della nuova sede della comunità terapeutica e del centro di accoglienza della stessa associazione Enzo b in via Onorato Vigliani (3350 L.xmilioni). Il terzo ambito di azione riguarda poi interventi da realizzare con il concorso di risorse private, fondi comunitari e/o un mix delle stesse, ripartite tra: - interventi di infrastrutturazione a servizio di attività scientifico tecnologiche e di interesse turistico nell ambito di un polo di funzioni integrate di interesse per il Cnr, l Istituto G. Pastore, Experimenta e Cus (7.500 L.xmilioni); - iniziative a sostegno di strategie in grado di contrastare le forme di disagio sociale che connotano il quartiere, attraverso interventi di animazione e promozione di nuove imprese (Docup 5.5.a) e di formazione professionale (Docup 5.5.c) (337 L.xmilioni); - accompagnamento sociale (1.404 L.xmilioni). Una prima lettura del quadro che emerge dall insieme degli interventi previsti consente di evidenziare come il Programma di recupero urbano di via Artom attribuisca molta importanza alla riqualificazione della viabilità di quartiere e alla creazione di un sistema di attraversamenti ciclo-pedonali e di connessione tra le aree verdi del parco Colonnetti e del Sangone. Laboratorio di Politiche (LAPO) Secondo rapporto di ricerca 1314 Si sottolinea inoltre come gli interventi previsti sul comparto di proprietà Atc siano orientati verso un intervento di risanamento fisico degli edifici, con ricadute di rilievo sul miglioramento della qualità e della vivibilità dell area. In tal senso, nel corso del 99 l Amministrazione comunale anticipa una nuova proposta di ripartizione dei finanziamenti che prevede la demolizione degli stabili di via Fratelli Garrone 73 e via Artom 99, per un totale di 200 alloggi, l acquisto di 146 alloggi e la manutenzione straordinaria di 580 alloggi. Ciò comporta la mobilità di 185 nuclei famigliari, di cui 39 all interno del quartiere e 146 al di fuori del quartiere stesso. La proposta originaria prevedeva infatti l abbattimento di tutti gli edifici, con la ricostruzione in 2 fasi di 3 interventi di edilizia sovvenzionata e 2 di edilizia agevolata. Il nuovo programma è stato presentato in quanto la proposta originaria comportava un costo di realizzazione troppo elevato e lo spostamento di un numero eccessivo di famiglie in alloggi ancora da acquisire, con evidenti costi sociali legati alla mobilità delle famiglie interessate dall intervento. È ancora del 99 una nota della Città di Torino in cui si comunica che nell ambito del Pru di via Artom sono già stati iniziati i lavori della Zona di trasformazione denominata Sangone Imperia, garantendo in tal modo la certezza di almeno un soggetto privato che apporti capitale proprio, quale requisito essenziale previsto dalle indicazioni della Regione Piemonte. A luglio del 99 la Città di Torino - Divisione Ambiente e Mobilità, settore Urbanizzazioni - delibera l approvazione dei progetti preliminari delle opere di urbanizzazione, inserite nel Programma Triennale OO.PP approvato nel marzo del 99, suddividendone l affidamento nell arco triennale. L approvazione dello schema di Protocollo d intesa tra la Regione e il Comune di Torino avviene con Delibera della Giunta Regionale il 2 agosto Viene inoltre approvata la nuova ripartizione dei finanziamenti relativi agli interventi previsti negli edifici di edilizia residenziale pubblica di via Artom. Nella stessa delibera si osserva come a seguito degli incontri con i dirigenti del Comune di Torino sia emersa una oggettiva difficoltà a realizzare contestualmente tutti gli interventi previsti, data la quantità di lavori e quindi di cantieri che dovrebbero essere avviati e i conseguenti disagi per gli abitanti. Di qui la proposta di progettare gli interventi pubblici e di individuare in via definitiva i soggetti privati nel corso del triennio. Si stipula quindi che entro 180 giorni dalla firma del Protocollo d intesa, il Comune debba approvare e trasmettere alla Regione il programma definitivo degli interventi pubblici e privati, ed approvare entro lo stesso termine i progetti preliminari relativi agli interventi pubblici da realizzare nel corso del 99. Per questi ultimi è previsto che il Comune trasmetta al Crop (Comitato Regionale delle Opere Pubbliche) i progetti definitivi e nei successivi 30 giorni dall avvenuto parere favorevole, la Regione assegni i fondi ex-gescal relativi agli interventi previsti per lo stesso anno. Viene inoltre stabilito che l avvio dei lavori deve iniziare entro 13 mesi dall assegnazione dei fondi. Nel novembre del 99 la Regione Piemonte approva i criteri per l acquisizione, tramite bando, di alloggi da destinare all edilizia residenziale pubblica in locazione. Un provvedimento che si rendeva necessario al fine di consentire all Amministrazione comunale di procedere all approvazione di un bando pubblico per l acquisto di alloggi in cui poter collocare le famiglie trasferite dagli immobili che si intendevano demolire. Laboratorio di Politiche (LAPO) Secondo rapporto di ricerca 1415 Il Protocollo d intesa per il Programma di recupero urbano di via Artom viene sottoscritto dalla Regione e dal Comune di Torino in data 21 luglio Lo sviluppo degli interventi Nel novembre del 2000 la Regione determina l assegnazione della somma di 173 milioni di lire quale anticipazione delle spese tecniche in attuazione degli interventi previsti dal Pru. Si tratta in particolare della realizzazione di una nuova strada di quartiere adiacente all area di via Onorato Vigliani/via Artom, della realizzazione del nuovo parcheggio a Sud di via Artom, della sistemazione della sede viaria e arredo urbano di via Pisacane, della realizzazione della bocciofila e della rilocalizzazione del Circolo G. Rossa nell area del parco Colonnetti, dove è anche prevista la nuova pista di pattinaggio, e della sistemazione delle aree verdi attrezzate per il gioco dei bambini in via Onorato Vigliani/via Artom. Di poco successiva (fine novembre 2000) è la determina con cui la Regione assegna i finanziamenti previsti per dare avvio alla manutenzione straordinaria degli edifici di edilizia residenziale pubblica di via Artom. Gli interventi di riqualificazione del comparto pubblico prevedevano la demolizione di due edifici, in via Fratelli Garrone 73 e in via Artom 99, e interventi di manutenzione straordinaria sugli altri sei edifici a torre, sia in relazione alle parti comuni che di ristrutturazione all interno di numerosi alloggi. Sono previsti interventi di messa a norma degli impianti e interventi di risanamento dei bagni, delle cucine e dei balconi, in cattivo stato di manutenzione. I lavori di manutenzione straordinaria sono stati avviati nel mese di novembre 2002, con l aggiudicazione della gara d appalto alla Delfino Costruzioni di Napoli e prevedevano di procedere coinvolgendo due edifici alla volta (via Artom 55 + via Garrone 74, via Garrone 63 + via Garrone 67, via Garrone 61 + via Artom 81). Gli interventi nelle parti comuni riguardavano il ripristino delle coperture e dell isolamento termico del sottotetto, l impermeabilizzazione dei cornicioni, la posa di nuovi pluvionali in rame, il risanamento dei frontalini e dei cornicioni, la tinteggiatura degli sfondati dei balconi e dei vani scala, il ripristino delle solette e delle ringhiere dei balconi, la pulizia della zoccolatura esterna, lo sgombero dei materiali posti nei vani tecnici e nel sottotetto, la sostituzione o posa delle porte mancanti nelle cantine e il parziale isolamento del soffitto delle cantine, la sostituzione delle bocche antincendio e delle buche delle lettere, la sistemazione dei portoncini di ingresso e l isolamento termico delle pareti esterne mediante posa di parete ventilata. Gli interventi negli alloggi riguardavano poi l adeguamento degli impianti elettrici, dei citofoni, dell antenna televisiva centralizzata e satellitare, lo spostamento sul balcone del contatore del gas, l installazione di un nuovo impianto di produzione dell acqua calda sanitaria (elettrico), il ripristino delle ringhiere dei balconi, la sostituzione degli infissi e delle tapparelle (blindate per i piani terra, pvc per i superiori), la posa di pavimenti in ceramica sui pavimenti in vinilamianto ancora presenti e il rifacimento parziale o totale di alcuni bagni e cucine. Rispetto alla tempistica prevista, sono stati avviati i lavori più onerosi (tetti, facciate ventilate ed infissi) su ciascun palazzo, in previsione di completare in un secondo momento gli interventi di ogni singolo edificio. Laboratorio di Politiche (LAPO) Secondo rapporto di ricerca 1516 Una questione che ha sollevato molte critiche da parte degli abitanti era la previsione di sostituire i boiler a gas con quelli elettrici, tanto da portare ad una modifica del progetto in corso. Ciò ha comportato una serie di ritardi nei lavori sia in riferimento all installazione degli apparecchi a metano, sia nelle lavorazioni all impianto elettrico all interno degli alloggi e nella sistemazione dei contatori a gas all esterno. Il Piano di accompagnamento sociale ha poi consentito di mettere a punto un programma per la movimentazione degli inquilini dei due stabili da demolire, procedendo prima con quello di via Fratelli Garrone 73 e in seguito con quello di via Artom 99. La complessità dell operazione riguardava la necessità di concordare con le famiglie un nuovo alloggio, possibilmente rispondente alle loro esigenze, e l urgenza da parte del Comune di acquisire nuovi alloggi da dare in locazione. A conclusione di un percorso di mediazione con gli abitanti, a dicembre 2003 si è proceduto all abbattimento dell edificio di via Fratelli Garrone, mentre sono in corso le procedure di trasferimento dei nuclei famigliari ancora residenti nell edificio di via Artom. A chiusura dei cantieri di manutenzione straordinaria degli edifici Erp, si prevede di avviare i lavori di riqualificazione dei cortili interni sulla base del progetto redatto dagli uffici tecnici comunali che recepisce le indicazioni e i suggerimenti raccolti attraverso un percorso di progettazione partecipata con gli abitanti. Il progetto prevede di realizzare una serie di aree attrezzate per il gioco dei bambini e dei ragazzi, un campo da basket, una palestra per arrampicata, un teatro all aperto, spazi di ritrovo e aree verdi. Progetti costruiti con la partecipazione degli abitanti e dei soggetti locali 9 Alcuni degli interventi previsti dal Pru sono stati oggetto di un percorso di progettazione partecipata con il coinvolgimento di gruppi di abitanti, al fine di recepire utili indicazioni sulla trasformazione delle aree adiacenti agli edifici di edilizia economica popolare. Destinazione d uso dell area ex servizi sociali di via Monastir L iniziativa Monastir insieme è stata promossa e coordinata nell ambito del Piano di accompagnamento sociale con l obiettivo di ricercare assieme ai cittadini e alle diverse realtà sociali di Basse Lingotto una soluzione progettuale per l area resa libera dopo l abbattimento dell edificio in cui avevano sede i servizi sociali di quartiere. Le indicazioni del Pru suggerivano la possibilità di trasformare l area in una piazza, con il contributo dei giovani e dei soggetti interessati alla destinazione d uso futura. L area comprende una superficie complessiva di 3912 mq, di cui 1523 mq lasciati liberi a seguito della demolizione dell edificio, situata all incrocio tra via Candiolo e via Monastir. Il processo di progettazione partecipata ha preso avvio nel marzo del 2001 a partire dal coinvolgimento di piccoli gruppi omogenei di commercianti, comitati, giovani e anziani del quartiere, che successivamente hanno lavorato insieme per mettere a punto una soluzione progettuale condivisa. Riprogettazione di via Pisacane 9 Per questa parte si è fatto riferimento al numero monografico di Periferie al Centro, I piani di accompagnamento sociale: bilancio delle azioni svolte, Progetto Speciale Periferie, luglio 2001 e ai materiali consultabili al sito Laboratorio di Politiche (LAPO) Secondo rapporto di ricerca 1617 Il percorso di progettazione partecipata aveva l obiettivo di definire una ipotesi di progetto per via Pisacane, dove era previsto l abbattimento di un edificio ormai in disuso. Su quest area sono stati coinvolti alcuni rappresentanti della scuola professionale Birago, della scuola materna e della scuola elementare Cairoli e del Comitato spontaneo Basse Lingotto, con la preziosa collaborazione dei tecnici del Comune per la verifica di fattibilità delle proposte emerse. Il progetto, presentato a tutti gli abitanti nel corso di un evento pubblico nel 2000, traduceva alcune esigenze prioritarie emerse durante gli incontri: la sicurezza della strada, un arredo che ne consentisse l utilizzo da parte degli abitanti e un numero di posti auto contenuto e a servizio delle scuole. Area giochi parco Colonnetti L area si colloca nella zona nord di parco Colonnetti, tra via Artom e via Onorato Vigliani. In questo caso si è trattato di un percorso di costruzione di una ipotesi progettuale che ha coinvolto alcune classi della scuola elementare Torrazza e della scuola Cairoli. I bambini di tre classi hanno lavorato attraverso l uso di planimetrie e sopralluoghi nell area al fine di rilevarne i caratteri distintivi per riuscire ad elaborare una ipotesi di trasformazione. Il lavoro si è poi concluso con una sintesi dei tre progetti che riprendeva le idee migliori emerse da ciascuna classe. Cortili di via Artom e percorsi sicuri per l infanzia La progettazione dei cortili interni agli edifici di via Artom ha visto il coinvolgimento di cinque classi della scuola elementare Cairoli, con i quali è stato avviato anche un lavoro di ricerca dei percorsi sicuri per raggiungere la scuola, in collaborazione con alcune associazioni, soggetti pubblici e privati dell area. La proposta era partita dalla necessità di riqualificare due aree che vengono vissute come marginali e negative: la prima si trova in via Rismondo, in corrispondenza del fronte secondario degli edifici di via Artom 55 e via Fratelli Garrone 74, la seconda lungo via De Maistre, verso l incrocio con via Fratelli Garrone. Il progetto elaborato con i bambini ha definito per la prima area uno spazio adibito a luogo d incontro per i genitori e per i bambini che frequentano la scuola Cairoli, data la vicinanza, e per gli abitanti degli edifici limitrofi. La seconda area, connotata da degrado e scarsamente utilizzata, verrà sistemata con elementi di verde e arredo urbano, a rappresentare il nuovo collegamento tra gli edifici di via Artom e il resto del quartiere. La ricerca di percorsi sicuri ha coinvolto l area tra via Artom, via Somalia, via Monastir e via Onorato Vigliani, con la ricerca di soluzioni per limitare il traffico veicolare e migliorare gli attraversamenti per i bambini. Destinazione d uso area ex scuola Capuana In quest area il Pru prevedeva di intervenire con alcune trasformazioni urbanistiche a servizio dell ospedale di via Farinelli e alla nuova destinazione d uso di via Togliatti. Le indicazioni progettuali lasciavano quindi pochi margini di progettazione partecipata con gli abitanti, ma anche in questo caso è stato possibile fornire una puntuale informazione circa i lavori previsti e raccogliere gli elementi di criticità e le potenzialità dell area in trasformazione. Laboratorio di Politiche (LAPO) Secondo rapporto di ricerca 1718 Interventi di riqualificazione e rinaturalizzazione del parco Colonnetti Il parco Colonnetti rappresenta certamente una risorsa importante per l area di Mirafiori Sud e il Programma di recupero urbano ha riconosciuto la necessità di creare un tavolo di progettazione partecipata con il coinvolgimento di Mentelocale, il settore Periferie, la Circoscrizione, il settore Urbanizzazioni, il settore Verde Pubblico, le scuole e il comitato spontaneo che da anni si occupa di educazione ambientale. Inoltre si sottolinea il ruolo di interlocutore intermedio svolto dall ente Parco del Po nel rapporto tra Circoscrizione e associazioni, alcune delle quali avevano adottato uno stile difensivo nei confronti di ipotesi di valorizzazione del parco. Nonostante le reali difficoltà riscontrate nel corso del processo, con punte di conflittualità molto accese, nel luglio del 2003 si è arrivati alla presentazione del progetto preliminare. Il progetto del parco si lega inoltre alla riqualificazione delle sponde del Sangone che per altro rientra nel progetto Torino città d acque e prevede la realizzazione di piste ciclabili e aree attrezzate per attività sportive. Creazione di un polo scientifico con il trasferimento di Experimenta L elaborazione del progetto ha visto il coinvolgimento del Cnr, dell Istituto G. Ferrarsi e di altri soggetti locali, ma ha incontrato notevoli difficoltà. Inizialmente si attiva una collaborazione tra i tecnici del Comune ed un architetto esterno al fine di studiare un progetto che non fosse troppo invasivo. Il progetto viene però bocciato dalla Regione Piemonte perché ritenuto troppo povero. In seguito viene coinvolta anche la Provincia, interessata alla creazione di un Science Center come centro di divulgazione scientifica, e si avvia una collaborazione tra Regione e Provincia per elaborare un progetto di polo scientifico. Anche questa ipotesi incontra però numerose difficoltà; da un lato non emerge una chiara visione di progetto, dall altra si fatica a definire le modalità operative con cui arrivare alla sua realizzazione. Soltanto nel corso del 2003 la situazione si sblocca a seguito della decisione di contattare Torino Internazionale e di rimettere in gioco l ipotesi di realizzare il polo scientifico, in stretta connessione con Experimenta. Lo stato di avanzamento dei lavori Di seguito si rende conto dello stato di avanzamento degli interventi previsti nell ambito del Pru di via Artom, con particolare riguardo a quelli che hanno visto il coinvolgimento dei soggetti locali e degli abitanti del quartiere: - l intervento previsto nell area dove avevano sede i servizi sociali di via Monastir prevedeva l abbattimento dell edificio e la riqualificazione della zona. In realtà, i lavori di demolizione sono stati avviati solo nel mese di luglio 2004, con un grave ritardo dovuto al rilevamento di alcune componenti in amianto, per le quali si rende necessario un lavoro di bonifica del sito (in 120 giorni). Solo in seguito si potrà dare avvio alla fase di riqualificazione e ridisegno dell area. Si prevede di terminare i cantieri ad ottobre 2005; - l abbattimento dell edificio di via Pisacane è avvenuto nel 2000, mentre nel corso del 2001 è stato avviato un percorso di progettazione partecipata con alcuni portatori di interessi (scuole, servizi, ecc.). Le indicazioni progettuali Laboratorio di Politiche (LAPO) Secondo rapporto di ricerca 1819 sono state poi recepite dall Amministrazione e l avvio dei lavori rientra negli interventi previsti dal terzo lotto del parco Colonnetti, quindi nell autunno Anche la realizzazione dell area giochi prevista nella parte nord del parco Colonnetti rientra nel terzo lotto, e quindi dovrebbe iniziare entro il 2005; - per quanto riguarda gli interventi nei cortili interni agli edifici di edilizia residenziale pubblica di via Artom, si prevede di iniziare i lavori non prima dell estate 2005, poiché è necessario terminare tutti gli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici. Nell area resa libera dall abbattimento della torre di via Fratelli Garrone 73, è prevista la realizzazione di una palazzina ad uso misto (commercio ed edilizia residenziale convenzionata), e di un parcheggio. Attualmente la Città è in attesa di capire se ci sono privati interessati a partecipare all operazione, mentre esiste già il progetto definitivo; - gli interventi di riqualificazione e rinaturalizzazione del parco Colonnetti, con i relativi lavori di recupero di alcuni edifici e la realizzazione di progetti ambiziosi, di rilievo cittadino (Experimenta, Casa del parco, Centro di ippoterapia), risultano molto complessi. L ingresso ad Experimenta è stato realizzato nel 2002, ma le ipotesi di realizzare un polo di interesse sovralocale, con il coinvolgimento del Cnr, Istituto G. Ferrarsi, Provincia e Regione è ancora bloccato. La realizzazione del Centro di ippoterapia di via Onorato Vigliani, nella parte Nord del parco Colonnetti, e il completamento degli edifici del Centro di accoglienza della struttura gestita dall associazione Enzo B sono stati ultimati nell autunno del I cantieri per la realizzazione della struttura che ospiterà la Casa del parco non sono ancora stati avviati. Uno dei motivi di ritardo nei lavori di riqualificazione complessiva del parco Colonnetti è legato al complesso percorso che ha portato a cambiare il progetto di ristrutturazione di via Artom. In un primo momento, infatti, il progetto prevedeva di realizzare un sottopasso, ma l elevato costo di realizzazione e le successive verifiche dei carichi di traffico, hanno portato a cambiare il progetto, allungando i tempi per l intera area; - i lavori di manutenzione straordinaria del palazzetto le Cupole e dell asilo I Gabbiani, in via Artom, non sono ancora iniziati, mentre ha preso avvio da qualche mese la ristrutturazione del Mausoleo della Bela Rosin. Considerazioni sul processo adottato Caratteristiche generali del programma Se l iter che ha portato a costruire una proposta unitaria di interventi fisici ed urbanistici per l area di via Artom si è rivelato molto complesso ed articolato, occorre dire come anche il percorso di elaborazione dei Piani di accompagnamento sociale (Pas), avviato dall Amministrazione torinese e messo a punto dopo l istituzione del Progetto Speciale Periferie nel 97, abbia rappresentato uno sforzo di innovazione notevole. Nel corso del 96 l Amministrazione affida alla consulenza di un esperto uno studio che doveva contribuire a definire le linee guida da attribuire alle attività sociali di accompagnamento agli interventi previsti dai Pru. Il Progetto di intervento sociale Laboratorio di Politiche (LAPO) Secondo rapporto di ricerca 1920 doveva essere finalizzato a rendere possibili ed efficaci gli interventi edilizi ed infrastrutturali, valorizzando ed integrando tutte le conoscenze e le azioni sociali già svolte da soggetti istituzionali e del volontariato operanti nel territorio 10. Dopo l istituzione del Progetto Speciale Periferie si assiste ad una maggiore precisazione degli obiettivi posti a base dei Pas, che divengono anche strumenti per la promozione dello sviluppo locale e per l incentivazione di forme di cooperazione con gli attori locali, e rappresentano quindi l occasione per puntare al rafforzamento delle reti associative e dei soggetti attivi a livello locale, partendo dalle loro esigenze e dalla conoscenza puntuale del contesto, in modo da costruire un rinnovato senso di appartenenza e di cura dei luoghi dell abitare. La logica di intervento viene sintetizzata in alcuni concetti chiave: informazione e comunicazione, partecipazione, accompagnamento dei lavori, sviluppo locale e di comunità. Il Piano di accompagnamento sociale di via Artom viene affidato, con deliberazione della Giunta Comunale nel dicembre del 98, al raggruppamento temporaneo di impresa, denominato Mentelocale. Il gruppo è formata da tre soggetti: la UISP, la Cooperativa Biloba e la Società Demo Ambiente e Territorio. L Amministrazione comunale ha infatti deciso di individuare, attraverso un bando di concorso, i soggetti terzi, esterni alla struttura amministrativa, capaci di mobilitare risorse e competenze puntuali nella costruzione di azioni di accompagnamento sociale. Dai racconti di alcuni dei referenti intervistati emerge come le fasi di avvio delle azioni di accompagnamento e di conoscenza delle reti associative e dei soggetti attivi a livello locale si siano però intrecciate con alcuni precedenti tentativi di attivazione di una sorta di tavolo sociale nell area di via Artom. Tentativi che si sarebbero scontrati con l elevata conflittualità presente tra i diversi soggetti e che possono essere ricondotti ad una diversa modalità di lavoro su cui lo staff del Progetto Speciale Periferie stava ragionando in quegli anni. La strategia di intervento, posta a base delle iniziative di rigenerazione delle periferie torinesi, accoglieva infatti la sfida di sperimentare la costruzione di azioni di sviluppo locale a partire da un approccio integrato e partecipativo. E uno dei caratteri rilevanti di questo nuovo modo di operare, a partire dall attivazione e dal coinvolgimento di tutti i soggetti locali, era quello di promuovere la costituzione di tavoli sociali; una modalità innovativa di strutturazione delle relazioni tra i diversi attori presenti sul territorio come ad esempio, associazioni e cooperative che lavorano in uno specifico contesto, enti e soggetti istituzionali per esempio la Circoscrizione oppure comitati spontanei di cittadini, comitati di inquilini, rappresentanti dei sindacati, piuttosto che delle realtà economiche. In questo senso si possono inquadrare gli sforzi intrapresi da un responsabile dei Servizi sociali della Circoscrizione 10, il quale, dopo essere stato chiamato dall allora assessore al Decentramento e all Integrazione urbana a collaborare nell ambito del Progetto Speciale Periferie, si trova in una posizione di relativo privilegio per poter dare un maggiore impulso alle iniziative di costruzione e attivazione di una rete informale di soggetti e associazioni presenti sul territorio. Quindi sotto l impulso dei servizi sociali di zona, viene costruito un primo tavolo di quartiere con l obiettivo di coinvolgere i soggetti locali per individuare le risorse e le azioni necessarie a garantire lo sviluppo economico 10 Delibera del Consiglio Comunale del 24 ottobre L incarico di predisporre il documento viene affidato al Dott. Duccio Scatolero, esperto in mediazione dei conflitti, nel 95. Laboratorio di Politiche (LAPO) Secondo rapporto di ricerca 20 Vedere altro
Contratti di Quartiere II - Provincia di Milano 80 Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo 81 Stato d avanzamento del Programma e sintesi della relazione sull andamento della Progettazione Dettagli Sintesi degli incontri di ascolto pubblici. Terzo incontro di ascolto in Zona 6. Ex Fornace Naviglio Pavese, Alzaia Naviglio Pavese 16
Sintesi degli incontri di ascolto pubblici Terzo incontro di ascolto in Zona 6 Ex Fornace Naviglio Pavese, Alzaia Naviglio Pavese 16 15 Settembre 2015 Il terzo incontro di ascolto con i cittadini della Dettagli La RIQUALIFICAZIONE URBANA
La RIQUALIFICAZIONE URBANA Due esperienze sul territorio torinese Alessia Gianoncelli Erica Melano Marco Rappazzo URBAN2 a Mirafiori Nord CONTRATTO di QUARTIERE in via Arquata Programmi di riqualificazione Dettagli Aree di delocalizzazione - Scheda d Ambito
Ottobre 1 Aree di delocalizzazione - Scheda d Ambito 1. Descrizione dell Ambito L area individuata nella presente scheda d ambito e negli allegati grafici (vedi fig.1) è stata oggetto negli ultimi quindici Dettagli PARTE PRIMA : CRONOLOGIA DEL VIAGGIO
PARTE PRIMA : CRONOLOGIA DEL VIAGGIO GIOVEDI 3 giugno 2004 Giovedì La città di Milano Castello Sforzesco Casa Moskova Piazza Borsa Piazza Duomo Università Statale Torre Velasca VENERDI 4 giugno 2004 La Dettagli NOTA ANCAb SUL PIANO CASA
Comunicato Stampa FIRMATO L ACCORDO TRA PROVINCIA DI MILANO E COMUNE DI CORMANO PER IL PROGETTO PILOTA SOCIALCITY Ieri sera l incontro con i cittadini cormanesi per parlare di territorio e residenza Cormano, Dettagli PROCESSO DI TRASFORMAZIONE DELL AREA BOVISA-GASOMETRI. Con la presente si comunica, nell intento che ne diveniate parte attiva, l avvio di un
Milano, 23 ottobre 2014 Avvio di un percorso di ascolto attivo e di partecipazione della cittadinanza PROCESSO DI TRASFORMAZIONE DELL AREA BOVISA-GASOMETRI Gentili, Con la presente si comunica, nell intento Dettagli Opere di urbanizzazione
Opere di urbanizzazione di Catia Carosi Con il termine opere di urbanizzazione si indica l insieme delle attrezzature necessarie a rendere una porzione di territorio idonea all uso insediativo previsto Dettagli Indici e parametri urbanistici
Collegamento con ciclopedonali esistenti Ambito 14.000 mq Collegamento con via Pertini e la rotonda Indici e parametri urbanistici sup. territoriale 14.158 mq sup. fondiaria totale 6240 mq sup. fondiaria Dettagli contratto di quartiere II un quartiere ad altezza d uomo
città di venaria reale contratto di quartiere II un quartiere ad altezza d uomo obiettivo generale promuovere l integrazione del quartiere con il resto del tessuto urbano attraverso la riqualificazione Dettagli RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA Premessa L Amministrazione Comunale di Matino ha incaricato il sottoscritto Arch. Daniele Cataldo a redigere il seguente progetto definitivo-esecutivo (al fine della realizzazione Dettagli Contratti di Quartiere II - Provincia di Milano. Rho
Contratti di Quartiere II - Provincia di Milano 100 Rho Rho Rho 101 Stato d avanzamento del Programma e sintesi della relazione sull andamento della Progettazione Partecipata Contratti di Quartiere II Dettagli Bando Oscar della Salute 2014 Premio Nazionale Rete Città Sane OMS MODULO PRESENTAZIONE PROGETTO
Bando Oscar della Salute 2014 Premio Nazionale Rete Città Sane OMS MODULO PRESENTAZIONE PROGETTO Titolo del ACCESSIBILITÀ a SACILE Ente proponente Referente del Città in cui ha avuto luogo il Durata del Dettagli Padova st innovazione. Riconversione e Riqualificazione sostenibile della ZIP nord di Padova PRESENTAZIONE
Padova st innovazione Riconversione e Riqualificazione sostenibile della ZIP nord di Padova PRESENTAZIONE La ZIP Nord 1.500.000 mq di superficie complessiva Oltre 150 lotti attrezzati Oltre 450 proprietari Dettagli Contratti di Quartiere II - Milano. Ponte Lambro
Contratti di Quartiere II - Milano 44 Ponte Lambro Quartiere Ponte Lambro Quartiere Ponte Lambro 45 Stato d avanzamento del Programma e sintesi della relazione sull andamento della Progettazione Partecipata Dettagli PUC3 COMUNE DI PARRANO. Programmi Integrati di Sviluppo Urbano PUC3
PUC3 COMUNE DI PARRANO Programmi Integrati di Sviluppo Urbano PUC3 Interventi per la rivitalizzazione e rifunzionalizzazione delle aree urbane e dei centri storici Riqualificazione dell insediato storico Dettagli VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA N. 092/2009
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA N. 092/2009 OGGETTO: Comune di Torino. Intervento di ristrutturazione del Palazzo del Lavoro Italia 61. Indirizzi dell Ente di gestione L anno duemilanove Dettagli P.I.I. VIA FRIGIA, 19 E VIA RUCELLAI, 34
P.I.I. VIA FRIGIA, 19 E VIA RUCELLAI, 34 Ricostruzione dell'isolato di via Frigia - via Capelli attraverso la realizzazione di nuova residenza, attività commerciali e un parcheggio pubblico; creazione Dettagli L intervento a scala di quartiere: aspetti progettuali e di finanziabilità
L intervento a scala di quartiere: aspetti progettuali e di finanziabilità Anna Maria Pozzo Direttore tecnico di Federcasa Premessa L efficienza energetica é una esigenza e una opportunità che va anche Dettagli DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 465 DEL 5/12/2001
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 465 DEL 5/12/2001 Adozione del nuovo Piano Urbano del Traffico contenente riferimenti al Piano Integrato della Mobilità e degli Orari e Programma Urbano dei Parcheggi. Dettagli Programma di riqualificazione degli immobili agricoli (P.R.I.A.) non utilizzati o sotto utilizzati
Programma di riqualificazione degli immobili agricoli (P.R.I.A.) non utilizzati o sotto utilizzati Stato degli atti dopo il Febbraio 2010: Sono state presentate 90 proposte. L estensione complessiva delle Dettagli A. TITOLO REGIONE LIGURIA L.R. 5 agosto 1987, n. 25 Contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati
A. TITOLO REGIONE LIGURIA L.R. 5 agosto 1987, n. 25 Contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati Modificata con L.R. 15 dicembre 1995, n. 57 Modifiche alle leggi Dettagli ALLEGATO alla delibera C.P. nn. 76/67066 del 13-9-2012
INDICE ALLEGATO alla delibera C.P. nn. 76/67066 del 13-9-2012 L.R. 1/2000 e successive modifiche Indirizzi provinciali per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi rivolti Dettagli A relazione dell'assessore Parigi: Premesso che:
REGIONE PIEMONTE BU13 02/04/2015 Deliberazione della Giunta Regionale 2 marzo 2015, n. 27-1124 Protocollo d'intesa fra la Regione Piemonte e la Citta' di Collegno per lo sviluppo di un centro di residenza, Dettagli PROGRAMMI INTEGRATI DI SVILUPPO LOCALE
PROGRAMMI INTEGRATI DI SVILUPPO LOCALE Investimenti strategici per lo sviluppo del territorio Avvio cantieri a Barriera di Milano, Falchera e Borgata Tesso Il contesto I programmi integrati di sviluppo Dettagli Programma Integrato di Intervento ai sensi della LR 12 aprile 1999 n. 9 Ambito di intervento 3 Isola del Bosco - delle Corti RELAZIONE ECONOMICA
Programma Integrato di Intervento ai sensi della LR 12 aprile 1999 n. 9 Ambito di intervento 3 Isola del Bosco - delle Corti RELAZIONE ECONOMICA Programma Integrato di Intervento ai sensi della LR 12 aprile Dettagli I PROGRAMMI INTEGRATI NELL ESPERIENZA ROMANA UNA RICOGNIZIONE
INU Lazio Gruppo di Lavoro Programmi integrati Paola Carobbi Daniel Modigliani Irene Poli Chiara Ravagnan I PROGRAMMI INTEGRATI NELL ESPERIENZA ROMANA UNA RICOGNIZIONE I Programmi integrati: principi e Dettagli PROTOCOLLO DI INTESA
Allegato A COMUNE DI TREVISO PROTOCOLLO DI INTESA tra Comune di Treviso e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Trenitalia S.p.A., FS Logistica S.p.A., FS Sistemi Urbani Dettagli REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO MODIFICA AL PROGRAMMA DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE AI SENSI ART. 51 L. 865/71 AREA EX-CASERMETTE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 94 DEL 18/12/2009 RELAZIONE Dettagli COMUNE DI CASALSERUGO
Elaborato1.2 COMUNE DI CASALSERUGO Documento del sindaco Piano Regolatore Comunale LR 11/2004 Piano degli Interventi n. 02 PI 2013 Gruppo di lavoro PROGETTISTI Urbanista Raffaele Gerometta CONTRIBUTI SPECIALISTICI Dettagli La mappa delle esigenze del territorio
La mappa delle esigenze del territorio Settembre - Ottobre 2014 Luoghi di aggregazione Valorizzando strutture già esistenti, serve la creazione di nuovi luoghi di socializzazione e integrazione, per favorire Dettagli DESCRIZIONE DEL SITO TIPO D INTERVENTO
DESCRIZIONE DEL SITO TIPO D INTERVENTO Il complesso immobiliare, oggetto di richiesta di variante, è ubicato in Comune di CAVOUR, Via Gioberti - Piazza San Martino n 2, ed è costituito da un area si sui Dettagli COMUNE di ( indicare il Comune nel caso in cui è soggetto promotore ) Denominazione. Forma societaria. Rappresentante Legale
REGIONE ABRUZZO DIREZIONE LAVORI PUBBLICI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA Allegato 1 Servizio Edilizia Residenziale Via Salaria Antica Dettagli AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA *** COMUNE DI SPINEA ***
AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA *** COMUNE DI SPINEA *** ATTO DI MODIFICA DELL ACCORDO DI PROGRAMMA 6.10.2005 Il giorno del mese di dell anno 2014 nel Comune Dettagli PROGRAMMA UNIONE EUROPEA OPERATIVO REGIONE LAZIO FONDI EUROPEI COMUNE DI FONDI
PROGRAMMA UNIONE EUROPEA OPERATIVO REGIONE LAZIO FONDI EUROPEI COMUNE DI FONDI LETTERA AI CITTADINI Cari concittadini, il presente lavoro è redatto per approfondire la conoscenza degli interventi previsti Dettagli Torino Nuova Economia S.p.A. Corso G. Marconi, 10 10125 Torino
13/286 Torino Nuova Economia S.p.A. Corso G. Marconi, 10 10125 Torino ASSUNZIONE DI UN FINANZIAMENTO FINALIZZATO ALLA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO RESIDUO CORRELATO ALLA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DEL DESIGN Dettagli Progettiamo insieme S. Eusebio, Mermi, Montesignano
Progettiamo insieme S. Eusebio, Mermi, Montesignano Intreccio tra il Forum di Agenda 21 locale ed un esperienza sul territorio genovese Contesto geografico e socio-economico della IV Circoscrizione Valbisagno Dettagli L'eredità di Mentelocale e di YEPP. Comitato Promotore della. Fondazione di Comunità di Mirafiori
Fondazione di Comunità di Mirafiori: L'eredità di Mentelocale e di YEPP Comitato Promotore della Fondazione di Comunità di Mirafiori Febbraio 2007 Chi Siamo I soggetti che compongono il comitato promotore Dettagli DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE URBANA E ATTUAZIONE P.R. SETTORE 787 SPORTELLO UNICO PER L EDILIZIA. Prot. Gen. n. 569668/05 del 9/6/05
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE URBANA E ATTUAZIONE P.R. SETTORE 787 SPORTELLO UNICO PER L EDILIZIA Prot. Gen. n. 569668/05 del 9/6/05 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - OGGETTO - ESTENSIONE DELL AMBITO DI Dettagli Figura 1 - Inquadramento lotto d'intervento
Indice 1. Inquadramento...2 2. Consistenza degli edifici esistenti...4 3. Regole urbanistiche e ambientali...4 4. Assetto planivolumetrico...6 5. Ubicazione e descrizione dell'area...6 6. Opere di urbanizzazione Dettagli DELIBERAZIONE N. 31/21 DEL 5.8.2014
Oggetto: Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@: avvio dell asse di Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici. Il Presidente, nell illustrare la proposta Dettagli Bando di concorso per la presentazione di proposte di animazione di giardini scolastici da parte di genitori
comune di trieste area educazione università ricerca cultura e sport servizi educativi integrati e politiche giovanili ufficio qualità dei servizi, formazione pedagogica e partecipazione Progetto Spazi Dettagli FINALMENTE DOPO QUASI VENT ANNI LA RIQUALIFICAZIONE DELL AREA DISMESSA EX MEDASPAN CON NUOVE FUNZIONI PER LA CITTA
ADOTTATO NEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/07/15 IL PIANO ATTUATIVO DELL AREA AT1 (EX MEDASPAN), ADESSO IL PIANO PASSA ALLA FASE DI ANALISI DELLA REGIONE FINALMENTE DOPO QUASI VENT ANNI LA RIQUALIFICAZIONE Dettagli REGOLAMENTO SUGLI INTERVENTI DI VOLONTARIATO
REGOLAMENTO SUGLI INTERVENTI DI VOLONTARIATO Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 22.11.1999 www.comune.genova.it Regolamento sugli interventi di volontariato ART. 1 Finalità In Dettagli Dieci anni di esperienza per lo sviluppo imprenditoriale nella Città di Torino. Legge 266/97 Art. 14. Torino, 7 marzo 2011
Dieci anni di esperienza per lo sviluppo imprenditoriale nella Città di Torino Legge 266/97 Art. 14 Torino, 7 marzo 2011 LEGGE 266/97 art. 14 Negli ultimi 10 anni, all interno del FONDO UNICO COMPETITIVITA, Dettagli 1) PREMESSA Nel corso degli ultimi anni, come noto, la città di Torino non altrimenti da altri centri industriali europei o mondiali è stata
1) PREMESSA Nel corso degli ultimi anni, come noto, la città di Torino non altrimenti da altri centri industriali europei o mondiali è stata interessata da profondi fenomeni di trasformazione dell apparato Dettagli Adeguamento del contributo di costruzione
Adeguamento del contributo di costruzione previsto dall art.43 della LR 12/05 e s.m.i. 8 Gennaio 2016 PRINCIPI DELLA VARIANTE AL PGT riduzione del consumo di suolo e delle potenzialità edificatorie creazione Dettagli Cassa depositi e prestiti PENTAGRAMMA PIEMONTE S.P.A.
PENTAGRAMMA PIEMONTE S.P.A. Torino, Palazzo del Lavoro Veicolo societario 100% Pentagramma Piemonte S.p.A. (50% CDP Immobiliare S.r.l. - 50% G.E.F.I.M.) Localizzazione L edificio del Palazzo del Lavoro Dettagli Città metropolitane e PON Metro
Città metropolitane e PON Metro Corso di Pubblica Amministrazione e Sviluppo Locale Massimo La Nave 1 L area delle operazioni del PON Il pilastro del PON Metro è l identificazione dei Comuni capoluogo Dettagli Uno schermo a Mirafiori
Uno schermo a Mirafiori BANDO SECONDA EDIZIONE 2015 CINEMA ALL APERTO ALLA CASA NEL PARCO COLONNETTI BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UNA PROPOSTA CURATORIALE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA RASSEGNA Dettagli COMUNE DI STORO BILANCIO DI PREVISIONE 2014 PIANO GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011 2016
COMUNE DI STORO BILANCIO DI PREVISIONE 2014 PIANO GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011 2016 Allegato e parte integrante della relazione previsionale e programmatica approvata dal consiglio comunale con Dettagli C o m u n e d i C o s t a d e N o b i l i P r o v i n c i a d i P a v i a P I A N O D I G O V E R N O D E L T E R R I T O R I O
C o m u n e d i C o s t a d e N o b i l i P r o v i n c i a d i P a v i a P I A N O D I G O V E R N O D E L T E R R I T O R I O Q U E S T I O N A R I O C O N O S C I T I V O P A R T E C I P A Z I O N E Dettagli Campidoglio due, la città dei cittadini Piano per la rilocalizzazione degli uffici centrali del Comune di Roma
Venezia, 10-20 novembre 2004 Catalogo della Mostra Comune di Roma Risorse per Roma Spa Campidoglio due, la città dei cittadini Piano per la rilocalizzazione degli uffici centrali del Comune di Roma Piano Dettagli Struttura di Università e Città
Sine Putimu. Università e città_allegati In occasione del quarto laboratorio tematico Sine Putimu. Università e Città, si inviano tutti i cittadini a partecipare alla costruzione del PUG (Piano Urbanistico Dettagli I BENI DELL ATAC IL CASO DELL EX RIMESSA VITTORIA
Casa dell Architettura - Roma 24 gennaio 2013 USO PUBBLICO DELLE CASERME progetti di città nelle aree militari in dismissione I BENI DELL ATAC IL CASO DELL EX RIMESSA VITTORIA Coordinamento Cittadino Progetto Dettagli UFFICIO PROGETTAZIONE E NUOVE COSTRUZIONI UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO PREVISIONI BILANCIO 2014
UFFICIO PROGETTAZIONE E NUOVE COSTRUZIONI UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO PREVISIONI BILANCIO 2014 Con riferimento ai capitoli specifici delle nuove costruzioni, recupero, manutenzione ordinaria e straordinaria, Dettagli Piano nazionale di edilizia abitativa
ALLEGATO Piano nazionale di edilizia abitativa Art. 1 (Linee d intervento) 1. Il piano è articolato in sei linee di intervento, di seguito indicate: a) costituzione di un sistema integrato nazionale e Dettagli CONSIDERAZIONI SULLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA STRADALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI CENTRI DI MONITORAGGIO PROVINCIALI E COMUNALI
CONSIDERAZIONI SULLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA STRADALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI CENTRI DI MONITORAGGIO PROVINCIALI E COMUNALI La procedura che questo Dipartimento ha intrapreso per la Dettagli "In Testa ai miei pensieri"
"In Testa ai miei pensieri" Documento tecnico e proposte operative per l adolescenza a Bologna documento cittadino Premessa Il presente documento è il frutto del confronto che si è avviato all interno Dettagli La città che cambia. Per ospitare eventi Con un grande parco urbano
La città che cambia Per ospitare eventi Con un grande parco urbano Variante al piano strutturale per nuove funzioni pubbliche e strutture di servizio complementari all aeroporto Comune di Pisa Perchè la Dettagli PRIMA TAPPA: Case FIAT
PRIMA TAPPA: Case FIAT Ritrovo presso la Casa nel parco, sede della Fondazione della Comunità di Mirafiori, all'interno del Parco Colonnetti (Via Panetti, 1 Incrocio con Via Artom). La Casa nel Parco è Dettagli progetto scandellara interventi di trasformazione urbana in San Vitale
progetto scandellara interventi di trasformazione urbana in San Vitale fe r ma t a S. R it a via ma ssaren ti Nella zona intorno a via Scandellara (tra via del Terrapieno, la ferrovia Sfm Veneta e la Dettagli COMUNE DI GAVORRANO PROVINCIA DI GROSSETO PIANO REGOLATORE GENERALE. Regolamento urbanistico. Appendice 4
COMUNE DI GAVORRANO PROVINCIA DI GROSSETO PIANO REGOLATORE GENERALE Regolamento urbanistico Appendice 4 Programma di intervento per l abbattimento delle barriere architettoniche 16 maggio 2008 1. Premessa Dettagli GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA
GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA Delib. n. 692-25.7.2011 N. 58051 P.G. OGGETTO: Area Programmazione Integrata e Controllo. Unità di Staff Coordinamento Aziende Pubbliche. Protocollo d intesa tra Comune, Fondazione Dettagli Servizio Edilizia Residenziale BANDO PUBBLICO
ALLEGATO 1 alla determinazione DS. N. 41899 REP. N. 2478 DEL 02.12.2013 Servizio Edilizia Residenziale BANDO PUBBLICO PROGRAMMI INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI AMBITI CARATTERIZZATI DALLA PRESENZA Dettagli Approvazione del nuovo sistema di governo regionale per la Formazione Continua in Sanita' e costituzione relativi organismi.
REGIONE PIEMONTE BU28 14/07/2011 Deliberazione della Giunta Regionale 22 giugno 2011, n. 7-2208 Approvazione del nuovo sistema di governo regionale per la Formazione Continua in Sanita' e costituzione Dettagli AGORA' 6 Completamento e riqualificazione del comparto orientale del Centro Direzionale di Napoli Nell area orientale della città di Napoli è partita una grande iniziativa di sviluppo. Con la firma della Dettagli Laboratorio sulla riqualificazione urbana: La città edificata Laboratorio su orti urbani e spazi verdi: coltiviamo la città
Ascoltare il Territorio Fase 3 Sintesi dei Laboratori del P.O.C. 28 Gennaio 2014 6 Febbraio 2014 Laboratorio sulla riqualificazione urbana: La città edificata Laboratorio su orti urbani e spazi verdi: Dettagli A V V I S O. Idee progettuali e manifestazioni di interesse per il Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS) del Comune di SPILIMBERGO
A V V I S O Idee progettuali e manifestazioni di interesse per il Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS) del Comune di SPILIMBERGO Invito a contribuire alla formulazione del PISUS del Comune Dettagli PROBIS SUPPORTARE GLI APPALTI PUBBLICI DI SOLUZIONI EDILIZIE INNOVATIVE
Il presente documento non è un documento ufficiale ma una traduzione non certificata messa a disposizione per facilitare la comprensione degli scopi del progetto. Per i dettagli ufficiali si prega di consultare Dettagli F O R M A T O E U R O P E O
F O R M A T O E U R O P E O P E R I L C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAZIONI PERSONALI Nome Indirizzo Telefono Fax E-mail MARCHIS ROBERTO r.marchis@atc.torino.it Nazionalità ITALIANA Data di nascita Dettagli COMUNE DI SOLOFRA. Piano Urbanistico Comunale L.R. 16/2004
CONSULTAZIONI PER LA DEFINIZIONE CONDIVISA DEGLI OBIETTIVI E DELLE SCELTE STRATEGICHE DELLA PIANIFICAZIONE ( Legge 241/90, art. 5 L.R.16/04 e Regolamento di attuazione per il governo del territorio della Dettagli I Programmi Complessi
I primi Programmi Complessi Nascono nel corso degli anni 80 nell ambito delle politiche per la casa, in particolare all interno delle linee di programmazione nazionale e regionale del CER (Comitato per Dettagli Assessorato Casa, Housing sociale e Valorizzazione patrimonio
Area Pianificazione urbana, Tutela ambientale e Casa Assessorato Casa, Housing sociale e Valorizzazione patrimonio Servizio Housing sociale e Piani di Zona Servizio Patrimonio ed Inventari Servizio Casa Dettagli RELAZIONE DI STIMA PER VALUTAZIONE AGGIORNATA DI IMMOBILE
Prot.0007710 /I del 31/05/2013 RELAZIONE DI STIMA PER VALUTAZIONE AGGIORNATA DI IMMOBILE Unità immobiliare sita in Busca (Cn) Via S.Francesco D Assisi n. 3 descritto al N.C.E.U. al Foglio n.55 mapp. 79 Dettagli offrire un abitazione migliore a chi già abita nell immobile da decenni e che costituisce la memoria storica del luogo.
IL PROGETTO Il progetto Maison du monde è realizzato grazie al Fondo Immobiliare di Lombardia e si propone di recuperare e valorizzare un edificio collocato in Via Padova 36, realizzando e offrendo alloggi Dettagli Edilizia popolare. Valore per la città. La casa pubblica a Milano: processi integrati di rigenerazione urbana
Comune di Milano Direzione Centrale Casa Settore Politiche per la Casa e Valorizzazione Sociale Spazi Servizio Contratti di Quartiere e Rigenerazione Urbana Edilizia popolare. Valore per la città La casa Dettagli MESSINA 2020- VERSO IL PIANO STRATEGICO
MESSINA 2020- VERSO IL PIANO STRATEGICO COMMISSIONE 3: SERVIZI PER LO SVILUPPO LOCALE DEI TERRITORI Sintesi risultati incontro del 11 Marzo 2009 ASSISTENZA TECNICA A CURA DI: RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO Dettagli Nota. Incontro con il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca. On. Stefania Giannini
Nota Incontro con il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca On. Stefania Giannini Roma, 28 maggio 2014 Premessa Come è noto le Province si occupano del funzionamento, della manutenzione Dettagli ECOQUARTIERI IN ITALIA: UN PATTO PER LA RIGENERAZIONE URBANA. 6 giugno, ore 14.30, Milano
ECOQUARTIERI IN ITALIA: UN PATTO PER LA RIGENERAZIONE URBANA. 6 giugno, ore 14.30, Milano ECOQUARTIERI IN ITALIA: UN PATTO PER LA RIGENERAZIONE URBANA. Rigenerazione sostenibile delle città e dei territori Dettagli PROVINCIA DI TREVISO COMUNE DI MARENO DI PIAVE
PROVINCIA DI TREVISO COMUNE DI MARENO DI PIAVE STIMA DEGLI EDIFICI E DELLE AREE PERTINENZIALI DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO Pagina 1 di 32 INDICE 1 - PREMESSA... 3 2 - DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO Dettagli IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE f.to FRANCESCO VALDUGA f.to GIUSEPPE DI GIORGIO
Allegato B alla deliberazione giuntale n. 19 di data 16.02.2016 Scheda Peg investimenti 2016-2018 per centro gestore IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE f.to FRANCESCO VALDUGA f.to GIUSEPPE DI GIORGIO 030000 Dettagli Norme per il recupero ad uso abitativo di immobili di proprietà pubblica e privata attraverso cooperative di autorecupero
Legislatura 15º - Disegno di legge N. 621 SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA N. 621 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori RUSSO SPENA, CAPRILI, SODANO, BONADONNA, EMPRIN GILARDINI, PALERMO, CONFALONIERI, Dettagli SERVIZIO FONDI EUROPEI, INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO ENERGY CENTER
SERVIZIO FONDI EUROPEI, INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO ENERGY CENTER Progetto di riqualificazione e riconversione dell edificio Ex-Westinghouse in centro di competenza nel campo dell innovazione energetico-ambientale Dettagli ANALISI E PROSPETTIVE DELLA CRISI ABITATIVA A GENOVA
Convegno ANALISI E PROSPETTIVE DELLA CRISI ABITATIVA A GENOVA Genova 5 Marzo 2013 Salone di rappresentanza di Palazzo Tursi INDICE DEGLI ARGOMENTI Introduzione al problema della casa pagina 3 Dati edilizia Dettagli FORMULARIO DI PRESENTAZIONE (a cura dell Istituto proponente)
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Direzione Generale per le Relazioni Internazionali Ufficio V Programma Operativo Nazionale La Scuola per lo Sviluppo n. 1999 IT 05 1 PO 013 Annualità Dettagli I beni culturali come volano della crescita economica e sociale. del territorio. 4. I beni culturali come volano della crescita economica e sociale
I beni culturali Il problema I beni culturali un elemento di estremo rilievo per la crescita della cultura e della qualità della vita dei cittadini - possono favorire lo sviluppo di alcune iniziative economiche Dettagli STUDIO DI FATTIBILITA
COMUNE DI CASTELLANZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI EDILIZA RESIDENZIALE PUBBLICA anno 2015 Redatto da: f.to Geom. Elisa Bissola Scheda 1 1) DENOMINAZIONE DELL OPERA CENTRO DI RESPONSABILITA Area Dettagli COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO (Provincia di Pavia)
COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO (Provincia di Pavia) PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO RELATIVO ALL AREA RICOMPRESA TRA LE VIE GRAMSCI, MAZZINI, BANFI, ED IL CONFINE COL TERRITORIO COMUNALE DI CAVA MANARA Dettagli BANDO DI CONCORSO DI PROGETTAZIONE CONTRATTO DI FIUME DEL TORRENTE SANGONE-2020 MASTERPLAN - PIANO D AZIONE
BANDO DI CONCORSO DI PROGETTAZIONE CONTRATTO DI FIUME DEL TORRENTE SANGONE-2020 MASTERPLAN - PIANO D AZIONE Relazione di progetto La nostra analisi e il conseguente progetto è finalizzato alla valorizzazione Dettagli Progetto di ricerca rilevante di Ateneo (PAR)
Progetto di ricerca rilevante di Ateneo (PAR) UNA CULTURA, UNA TRADIZIONE, UN SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE: IL CASO DI CASTELLI (TE) Indicazioni progettuali per un analisi territoriale, per un progetto di Dettagli Ministero della Pubblica Istruzione
ALLEGATO 3 SCHEDA DI AUTOANALISI: SIAMO UNA SCUOLA INCLUSIVA? Contesto: CLASSE Azioni : DIDATTICA Esperienze/oggetti : STRATEGIE INTEGRANTI E RELAZIONI D AIUTO Quali attività/esperienze servono a favorire Dettagli LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 24-04-1980 REGIONE PUGLIA
Legge 1980033 Pagina 1 di 9 LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 24-04-1980 REGIONE PUGLIA Dettagli Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
[14/03/2013 Prot. 647] Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica Programmazione 2014-2020 Tavolo tecnico B Valorizzazione, gestione e tutela dell ambiente Dettagli CENTRI DIURNI INTEGRATI PER ANZIANI (C.D.I.)
CENTRI DIURNI INTEGRATI PER ANZIANI (C.D.I.) Criteri generali del Bando Stanziamento Lo stanziamento complessivo deliberato dalla Compagnia di San Paolo per la realizzazione nel territorio della regione Dettagli ARGOMENTI PROPOSTI. - Progettazione per lotti e fruibilità progressiva
Municipio 1 Centro Est Caserma Gavoglio, una rigenerazione urbana di interesse del quartiere e della città: esame delle principali tematiche 20 giugno 2015, dalle ore 09:30 alle ore 13:30, Scuola Duca Dettagli PROTOCOLLO D INTESA TRA COMUNE DI BOLOGNA
PROTOCOLLO D INTESA PER FAVORIRE E PROMUOVERE L'UTILIZZO DELLO STRUMENTO CONCORSUALE NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INNOVATIVO DI RIGENERAZIONE E AMMODERNAMENTO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA SCOLASTICA Dettagli CONFERENZA STAMPA 12/02/2015
PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI BERGAMO UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO CDP INVESTIMENTI SGR S.P.A. PER LA RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SEDE STORICA DEGLI OSPEDALI RIUNITI DI Dettagli Gruppo di lavoro territorio. I questionari conoscitivi

References: ART. 51
 ART. 1
 Art. 14
 Art. 14
 art. 14
 art.43
 Art. 1
 art. 5