Source: http://www.partitodelsud.eu/2015/11/100-milioni-unesco-napoli-per-il-centro.html
Timestamp: 2017-08-22 07:05:57+00:00

Document:
100 Milioni UNESCO a Napoli per il centro storico, ecco lo stato dell’arte dei progetti ~ Partito del Sud - Blog
100 Milioni UNESCO a Napoli per il centro storico, ecco lo stato dell’arte dei progetti
BY REDAZIONE DI CONILSUDSIRIPARTE.IT ON 11 NOVEMBRE 2015 ·TERRITORIO & CITTÀ
In un articolo di un quotidiano nazionale si parla di fondi Unesco destinati al centro storico persi dalla Città di Napoli. L’assegnazione dei fondi risale più o meno al 2012, quindi questo vuol dire che sono passati poco più di due anni da quando si è iniziato a lavorare a questo progetto. Bisognerebbe capire quanto ci mettono, purtroppo in Italia, enti investiti da finanziamenti similari a metterli in campo e a concluderli. Gli Enti coinvolti nella commissione valutativa sono circa 10. Molti di questi enti hanno diritto a parere vincolante con tutto quello che ne consegue. Ma ecco lo stato dell’arte comunicato dal comune all’8 novembre scorso:
• intervento 4-Insula del Duomo (appalto lavori)
• intervento 5-Complesso Santa Maria della Colonna (appalto misto)
• intervento 11-Complesso Santa Maria maggiore-Cappella pontaniana (appalto lavori)
• intervento 21-Cappella Pignatelli (appalto lavori)
Gare con aggiudicazione definitiva
• intervento 6-Complesso dei Girolamini (appalto integrato) – aggiudicazione efficace, necessaria presa d’atto (verifiche art. 38 valide scadenza 5 dicembre);
• intervento 8-Complesso San Paolo maggiore (appalto misto) – aggiudicazione efficace, presa d’atto effettuata, necessaria stipula convenzione e contratto (verifiche art. 38 in fase di aggiornamento);
• intervento 9-Complesso San Gregorio Armeno ex Asilo Filangieri (appalto servizi architettura e ingegneria) – aggiudicazione efficace, presa d’atto effettuata, necessaria stipula contratto (verifiche art. 38 in fase di aggiornamento);
• intervento 10-Complesso Santi Severino e Sossio (appalto lavori) – aggiudicazione efficace presa d’atto effettuata, necessaria stipula contratto (verifiche art. 38 in fase di aggiornamento perché il raggruppamento ha cambiato composizione societaria);
• intervento 14-Chiesa di San Pietro Martire (appalto misto) – aggiudicazione efficace, presa d’atto effettuata, necessaria stipula contratto (verifiche art. 38 in fase di aggiornamento);
• intervento 17a/b-Complesso Annunziata/Ascalesi (appalto lavori) – aggiudicazione efficace, presa d’atto effettuata, necessaria stipula contratto (verifiche art. 38 in fase di aggiornamento);
• intervento 23-Insula del Duomo (appalto servizi architettura e ingegneria) – aggiudicazione efficace, necessaria presa d’atto (attesa programma 100);
• intervento 26-Spazi urbani – lotto 1, 2 e 3 (appalto misto) – aggiudicazione efficace, necessaria presa d’atto.
Gare aggiudicazione provvisoria
• intervento 3-Complesso Santa Maria della pace (appalto servizi architettura e ingegneria);
• intervento 22-Tempio della Scorziata (appalto servizi architettura e ingegneria);
• intervento 24-Complesso San Lorenzo Maggiore (appalto servizi architettura e ingegneria).
• intervento 25-Teatro antico di Neapolis (appalto lavori).
• intervento 2-Castel capuano (appalto integrato).
• intervento 1-Murazione aragonese in località porta capuana (appalto misto) – all’esame della commissione
• intervento 12-Chiesa di San Pietro a Maiella (appalto integrato) – all’esame della commissione
• intervento 18 Complesso Ospedale degli incurabili (appalto misto) – all’esame della commissione
Gare da bandire
• intervento 7-Complesso San Lorenzo maggiore (appalto misto) – in attesa delle integrazioni da parte della soprintendenza
• intervento 25-Teatro antico di Neapolis (appalto servizi architettura e ingegneria) – gara indetta dal comune e mai bandita dal provveditorato
• Intervento 16-Chiese raggruppate (appalto lavori) – in attesa dei pareri da parte della soprintendenza (da parte della curia);
• Intervento 20-Santa Maria la nova (appalto integrato) – in attesa dell’ennesimo adeguamento da parte della provincia;
Progetti non ancora predisposti
• Intervento 13-Chiesa del Monte dei poveri (appalto lavori) – in attesa della documentazione per il subappalto per la messa in sicurezza e lo spostamento degli arredi sacri
• Intervento 15-Chiesa di Santa croce al mercato (appalto lavori) – predisposto nuovo bando per sondaggi
• Intervento 27-Area ZTL.
• intervento 1-Murazione aragonese in località porta capuana (appalto misto)
• intervento 19-Santi Cosma e Damiano (appalto lavori).
Posted by NON MI ARRENDO at 11/11/2015 04:17:00 PM

References: art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38