Source: http://docplayer.cz/1427780-Biotechnologicke-a-biomedicinske-centrum-akademie-ved-a-univerzity-karlovy-partnerska-smlouva-s-prilohami-page-1-of-69.html
Timestamp: 2017-09-20 20:22:12+00:00

Document:
Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy. Partnerská smlouva s přílohami. Page 1 of 69 - PDF
Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy. Partnerská smlouva s přílohami. Page 1 of 69
Download "Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy. Partnerská smlouva s přílohami. Page 1 of 69"
1 Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy Partnerská smlouva s přílohami Page 1 of 69
2 Obsah: 1. Partnerská smlouva Příloha č. 1 Plán výnosů a plán předpokládaných reinvestic Příloha č. 2 Výzkumné projekty BIOCEV Příloha č. 3 Podíl příjemce dotace a partnerů na start-up grantech (SuG) Příloha č. 4 Podrobný popis způsobu financování Příloha č. 5 Jednací řád Rady BIOCEV Příloha č. 6 Řízení projektu Příloha č. 7 Monitorovací indikátory Příloha č. 8 Čestné prohlášení dle čl. 17 o finanční kontrole Příloha č. 9 Role žadatele a partnerů č. 1 - č Příloha č. 10 Čestné prohlášení dle čl. 18 o udržitelnosti projektu BIOCEV Příloha č. 11 Podíl příjemce podpory a partnerů na provozních nákladech BIOCEV v roce Strana Page 2 of 69
3 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. se sídlem: Vídeňská 1083, Praha 4, PSČ , IČ , jednající prof. RNDr. Václavem Hořejším, CSc., ředitelem, (dále jen příjemce podpory nebo žadatel ) na straně jedné, a Univerzita Karlova v Praze, se sídlem: Ovocný trh 5, Praha 1, PSČ , IČ , jednající prof. RNDr. Václavem Hamplem, DrSc., rektorem, (dále jen partner č. 1 ) a Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. se sídlem: Vídeňská 1083, Praha 4, PSČ , IČ , jednající doc. RNDr. Janou Pěknicovou, CSc., pověřenou řízením, (dále jen partner č. 2 ) a Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. se sídlem: Vídeňská 1083, Praha 4, PSČ , IČ , jednající RNDr. Jaroslavem Kunešem, DrSc., ředitelem, (dále jen partner č. 3 ) a Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. se sídlem: Vídeňská 1083, Praha 4, PSČ , IČ , jednající RNDr. Martinem Bilejem, DrSc., ředitelem, (dále jen partner č. 4 ) a Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. se sídlem: Vídeňská 1083, Praha 4, PSČ , IČ , jednající prof. MUDr. Evou Sykovou, DrSc., ředitelkou, (dále jen partner č. 5 ) a Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. se sídlem: Heyrovského nám. 1888/2, Praha 6, PSČ , IČ , jednající RNDr. Františkem Rypáčkem, CSc., ředitelem, (dále jen partner č. 6 ) tuto Page 3 of 69
4 PARTNERSKOU SMLOUVU ve smyslu ust. 269, odst. 2) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění: (dále jen smlouva ) Preambule Žadatel se hodlá účastnit operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace vyhlášeného řídícím orgánem - Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR dne 1. června 2009, a to za účasti partnerů, přičemž cílem smluvních stran je společné vybudování a provozování Evropského centra excelence Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy v Praze za podmínek sjednaných v této smlouvě. Smluvní strany prohlašují, že vymezení svých závazků v této smlouvě považují za dostatečně určité ve smyslu ust. 269, odst. 2, věta 2. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění. Čl. 1. Prohlášení smluvních stran 1. Partneři č. 1 č. 6, jakožto subjekty mající podíl na způsobilých výdajích projektu, prohlašují, že splňují všechny podmínky přijatelnosti, vyplývající z ust. čl Příručky pro příjemce stejným způsobem jako příjemce podpory. Žadatel prohlašuje, že je výzkumnou organizací dle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, že jí bude po celou dobu udržitelnosti (realizace) projektu BIOCEV, a že si je vědom případných důsledků nepravdivosti tohoto prohlášení. 2. Žadatel a partneři uzavírají tuto smlouvu s ohledem na požadavky řídícího orgánu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Partnerská smlouva se ve smyslu ust. 2 odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích v platných zněních, řídí zákonem č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník v platném znění, a to s ohledem na skutečnost, že se jedná o závazkový vztah, resp. závazkové vztahy mezi veřejnými výzkumnými institucemi navzájem a mezi veřejnými institucemi na straně jedné a veřejnou vysokou školou na straně druhé při realizaci hlavní, další nebo jiné činnosti veřejných výzkumných institucí. 3. Partneři prohlašují, že jejich účast v projektu není založena na komerčním vztahu (dodávky zboží, služeb, stavebních prací, apod.), dále, že jejich účast je nezbytná pro realizaci projektu BIOCEV a je náležitě odůvodněna v projektové žádosti, dále, že role partnerů v projektu je detailně popsána v této smlouvě, resp. v příloze č. 9 této smlouvy, a dále, že podíl jednotlivých partnerů na způsobilých výdajích projektu odpovídající podílu každého partnera na realizaci projektu je definován v této smlouvě. 4. Partneři berou na vědomí, že tento podíl jim bude uhrazen prostřednictvím žadatele s tím, že tyto způsobilé výdaje mohou pokrýt pouze náklady a nesmí zahrnovat zisk partnerů projektu BIOCEV. Partneři dále prohlašují, že jejich účast a způsob zapojení v projektu BIOCEV je v souladu s Rámcem Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, a že jsou si vědomi skutečnosti, že tato smlouva musí být akceptována řídícím orgánem Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Žadatel prohlašuje, že zapojením partnerů do projektu není dotčena odpovědnost žadatele za realizaci projektu BIOCEV vůči řídícímu orgánu. Žadatel je zodpovědný subjekt při realizaci celého projektu BIOCEV včetně částí realizovaných partnery vůči řídícímu orgánu, a při nedosažení cílů projektu BIOCEV si je vědom skutečnosti, že mu může být uložena povinnost vrátit celou poskytnutou dotaci, a to i v případě, kdy nedosažení cílů způsobí kterýkoliv z partnerů. Čl. 2. Předmět a účel smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je úprava postavení příjemce podpory a partnerů, jejich úlohy a odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinností při naplňování účelu této smlouvy. Page 4 of 69
5 2. Účelem této smlouvy je upravit vzájemnou spolupráci smluvních stran, které společně realizují projekt BIOCEV v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Mimo obsah této smlouvy jsou smluvní strany povinny se také řídit pravidly uvedenými v programovém dokumentu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace , Programovém dodatku, Příručce pro příjemce a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Partnery se rozumí všichni partneři č. 1 č. 6. Čl. 3. Vymezení pojmů Smluvními stranami se rozumí všichni partneři a příjemce podpory či žadatel. Řídícím orgánem se rozumí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Příjemcem podpory se rozumí žadatel, kterému budou na základě právního aktu řídícího orgánu poskytnuty prostředky k realizaci projektu BIOCEV. Žadatelem ( příjemcem podpory ) se rozumí Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Projektem BIOCEV se rozumí vědecký projekt spočívající ve společném vybudování a provozování Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd a Univerzity Karlovy v Praze, zahrnující výstavbu a vybavení komplexu budov, v jejichž prostorách budou realizovány společné výzkumné programy skládající se z dílčích výzkumných projektů. Projekt BIOCEV bude tvořit jednu z organizačních struktur příjemce podpory s delegovanou autonomií především v oblasti finanční, personální a majetkové. Projekt BIOCEV je rozdělen do období realizace projektu (zahrnujícího fázi přípravnou, investiční (též infrastrukturní) a náběhově provozní) a fázi provozní (období udržitelnosti projektu BIOCEV). Dílčím výzkumným projektem se rozumí každý výzkumný projekt vytvářený určeným partnerem, vznikající v souvislosti s projektem BIOCEV. Společným výzkumným programem se rozumí skupina dílčích výzkumných projektů, vytvářená určenými partnery samostatně, popř. vytvářená jejich vzájemnou spoluprací. Určeným partnerem se rozumí každý jednotlivý partner č. 1 č. 6 nebo příjemce podpory, který byl pověřen vytvořením dílčího výzkumného projektu. Ostatními partnery se rozumí všichni partneři i příjemce podpory, kteří nejsou označeni jako určení partneři. Třetím subjektem se rozumí jakýkoliv subjekt, který není příjemcem podpory ani partnerem. Závazky z projektu BIOCEV se pro účely této smlouvy rozumí veškeré již poskytnuté finanční prostředky, které by byl příjemce podpory povinen řídícímu orgánu vrátit zpět, jako částečně či plně odebrané. Infrastrukturou se rozumí zejména veškeré stavby, vybavení, technická zhodnocení jednotlivých zařízení a další movitý či nemovitý majetek, jež vznikl či byl pořízen v souvislosti s realizací projektu BIOCEV, a byl financován z finančních prostředků poskytnutých řídícím orgánem. Odborem Ekonomika a organizace se rozumí útvar zabezpečující ekonomické, personální a administrativní činnosti projektu jak ve vztahu k partnerům, tak ve vztahu k operačnímu programu a jeho řídícímu orgánu. Tento odbor dále zajišťuje přenos výsledků vědecké činnosti do praxe (oddělení technologického transferu), a zajišťuje správu areálu Vestec. Page 5 of 69
6 Odborem Správy servisních laboratoří se rozumí útvar odpovídající za provozuschopnost a připravenost technologií vznikajících při projektu BIOCEV dle potřeb a požadavků dílčích výzkumných projektů. Monitorováním projektu se rozumí průběžné zjišťování vědeckého pokroku projektu BIOCEV, spočívající především v porovnávání získaných informací s výchozím předpokládaným plánem a poskytování zpětné vazby z hlediska realizace projektu BIOCEV. Finančními prostředky souvisejícími s projektem BIOCEV se rozumí pravidelné partnerské příspěvky, dodatečné partnerské příspěvky, finanční prostředky získané z konkrétního vědeckého díla a způsobilé výdaje projektu BIOCEV. Způsobilými výdaji se rozumí takové výdaje, které byly příjemcem podpory či kterýmkoliv z partnerů vynaloženy na řádné plnění účelu projektu BIOCEV, byly dále vynaloženy v souladu s příslušnými předpisy Evropského společenství a právními předpisy ČR, byly rovněž vynaloženy v souladu s pravidly způsobilých výdajů pro programy spolufinancované z fondů EU na programové období , vydanými Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, byly dále vynaloženy v souladu se zněním textu jednotlivých výzev operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace , a také byly vynaloženy v souladu s pravidly stanovenými řídícím orgánem. Konkrétními finančními prostředky se rozumí takové finanční prostředky, o jejichž proplacení bylo příjemcem podpory požádáno u řídícího orgánu, představující vždy vynaložené náklady každého jednotlivého partnera na plnění příslušné části projektu BIOCEV. Výukou a vzděláváním se rozumí vzdělávání studentů magisterského a doktorského studia ve stimulujícím prostředí předních vědeckých kolektivů Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy, dále rozvoj nových studijních oborů, a dále školení pracovníků podnikového sektoru, a rovněž popularizace a medializace biomedicínských a biotechnologických oborů. Převáděním výsledků výzkumu do praxe se rozumí důraz na využití aplikačního potenciálu výsledků základního výzkumu, dále intenzivní spolupráce s komerčním sektorem, a rovněž důraz na ochranu duševního vlastnictví a na jeho další využití (vznikne oddělení transferu technologií, jehož úkolem bude nejen chránit výsledky práce vědců BIOCEV, ale i maximalizovat jejich ekonomicko-sociální přínos). Start-up granty se rozumí finanční prostředky, které mohou být řídícím orgánem poskytnuty příjemci podpory a partnerům č. 1 č. 6 na pokrytí způsobilých výdajů. Tyto finanční prostředky mohou zahrnovat náklady na výzkumnou činnost a část provozních (včetně části mzdových) nákladů projektu uplatněného v prioritní ose č. 1 s cílem zajistit počáteční fáze výzkumných aktivit a činností projektu BIOCEV. Příručkou se rozumí příručka pro žadatele Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace vydaná řídícím orgánem v platném a účinném znění. Není-li určitý pojem použitý v této smlouvě definován v tomto článku, platí jeho definice uvedená v Příručce. Čl. 4. Povinnosti příjemce podpory a povinnosti partnerů 1. Příjemce podpory a partneři jsou povinni dodržovat povinnosti příjemce dle Přílohy č. 4 v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace , a to zejména: a) dodržovat rozhodnutí řídícího orgánu o přidělení dotace na projekt BIOCEV a jeho metodické pokyny, a dále související právní předpisy, b) postupovat dle Pravidel pro výběr dodavatelů (povinnost specifikována v čl. 16 této smlouvy), c) řádně realizovat projekt BIOCEV dle schválených parametrů a indikátorů, d) realizovat významné změny projektu BIOCEV pouze se souhlasem řídícího orgánu, Page 6 of 69
7 e) průběžně sledovat a ověřovat plnění jednotlivých dodavatelů pro projekt BIOCEV a proplácet pouze věcně a formálně správné faktury, f) řádně vést oddělenou účetní evidenci všech účetních záležitostí vztahujících se k projektu BIOCEV, g) řádně řídit projekt BIOCEV, h) předkládat řídícímu orgánu žádosti o platby ex-ante, i) poskytovat řídícímu orgánu v pravidelných intervalech informace týkající se projektu BIOCEV, výběru dodavatelů, plnění indikátorů a dalších důležitých skutečnostech, j) plnit řádně povinnosti v oblasti publicity projektu BIOCEV (tyto povinnosti jsou specifikovány v čl. 21 této smlouvy), k) podrobit se kontrolám projektu BIOCEV prováděným řídícím orgánem, Evropskou komisí a dalšími oprávněnými kontrolními subjekty, l) řádně dokončit a účetně uzavřít projekt BIOCEV v termínu stanoveném řídícím orgánem, m) archivovat veškeré písemné i jiné dokumenty související s projektem BIOCEV po dobu nejméně 10-ti let ode dne ukončení projektu BIOCEV. 2. Partneři i příjemce podpory jsou povinni vynaložit maximální úsilí směřující k tomu, aby mohl být projekt BIOCEV uskutečněn a ukončen v termínu stanoveném řídícím orgánem. 3. Partneři i příjemce podpory jsou povinni v rámci projektu BIOCEV vzájemně spolupracovat a pomáhat si navzájem a případné spory řešit přednostně smírnou cestou tak, aby mohl být projekt BIOCEV uskutečněn a byla dostatečně zajištěna jeho udržitelnost. 4. Partner č. 1 a příjemce podpory jsou povinni sjednat u pojišťovacího ústavu se sídlem na území ČR pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění infrastruktury proti škodám vzniklým na infrastruktuře, s limitem pojistného plnění ve výši alespoň ,- Kč (jednostomilionů korun českých) pro jednu pojistnou událost, a udržovat pojistnou smlouvu v účinnosti po dobu účinnosti Partnerské smlouvy. Čl. 5. Společné závazky partnerů k příjemci podpory (ustanovení o solidaritě partnerů) Partneři č. 1 č. 6 jsou k příjemci podpory zavázáni společně a nerozdílně za veškeré závazky z projektu BIOCEV. Čl. 6. Odpovědnost smluvních stran za projekt BIOCEV a ustanovení zajištující jeho udržitelnost 1. Smluvní strany jsou povinny vynaložit veškeré úsilí k zajištění udržitelnosti projektu BIOCEV, spočívající zejména ve společném zákazu jakéhokoliv jednání směřujícího k výrazné změně či omezení projektu BIOCEV nebo úplnému zastavení činností vztahujících se k projektu BIOCEV, přičemž za výraznou změnu se považuje i snižování počtu zaměstnanců pracovníků projektu BIOCEV, jakož i snížení projektových indikátorů. 2. Smluvní strany jsou dále povinny vynaložit veškeré úsilí směřující k zajištění realizace projektu BIOCEV a další činnosti národní infrastruktury výzkumu Biocev v nezměněném rozsahu po dobu 5-ti let ode dne ukončení projektu BIOCEV. 3. Příjemce podpory a partner č. 1 se zavazují, že do 5-ti let ode dne ukončení projektu BIOCEV nepřevedou jakoukoliv část získaného ideálního podílového spoluvlastnictví k infrastruktuře na třetí subjekt. Příjemce podpory a partner č. 1 se dále zavazují, že nepronajmou a nijak nezatíží do 5-ti let ode dne ukončení projektu BIOCEV jakoukoliv část infrastruktury ve prospěch třetího subjektu. 4. V případě porušení závazku dle čl. 8 odst. 5 této smlouvy je partner č. 1 oprávněn postupovat dle čl. 20 odst. 6 této smlouvy, a to z důvodů ochrany a zajištění udržitelnosti projektu BIOCEV. Page 7 of 69
8 5. V případě porušení závazku stanoveného v čl. 6 odst. 3 této smlouvy je příjemce podpory nebo partner č. 1 oprávněn postupovat způsobem stanoveným v čl. 20 odst. 6 této smlouvy z důvodů ochrany a zajištění udržitelnosti projektu BIOCEV. 6. Smluvní strany z důvodů prokázání udržitelnosti projektu BIOCEV prohlašují, že jsou schopny z vlastních finančních zdrojů zahrnujících především finanční prostředky, kterými disponují, a dále finanční prostředky, které jim jsou poskytovány ze státního rozpočtu, hradit případné vznikající provozní ztráty vyplývající z projektu BIOCEV. 7. Plán výnosů smluvních stran a plán předpokládaných re-investic tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě. Dle obsahu Příručky plán re-investic však není považován za součást projektu BIOCEV, neboť jeho realizace je podmíněna realizací dalších, návazných projektů a činností (grantů, výnosů ze smluvního výzkumu apod.), a nebude proto vyžadován závazek příjemce podpory k zajištění zdrojů na obnovu veškerého zařízení během pětiletého období po ukončení projektu BIOCEV. Plán re-investic je však dle obsahu Příručky vyžadován z důvodů posouzení realističnosti dlouhodobého finančního plánování příjemce podpory. Čl. 7 Odpovědnost určených partnerů za dílčí výzkumné projekty 1. Každý určený partner zajišťuje svou činností vytváření a realizaci dílčího výzkumného projektu, a odpovídá za něj, resp. jeho část, a to včetně dodržení podmínek budoucí udržitelnosti projektu BIOCEV. Soupis výzkumných projektů je přílohou č. 2 smlouvy. 2. Každý určený partner je povinen poskytnout špičkové vědecké kapacity do pozic vedoucích dílčích výzkumných projektů a výzkumných programů. 3. Každý určený partner odpovídá ostatním partnerům a příjemci podpory za škody, jež by mohly vzniknout v souvislosti s činností na dílčím výzkumném projektu. 4. Každý určený partner odpovídá ostatním partnerům a příjemci podpory za škody, které by mohly vzniknout v příčinné souvislosti s porušením povinnosti určeného partnera. Čl. 8. Ustanovení o spoluvlastnickém právu k infrastruktuře 1. Spoluvlastnické právo k infrastruktuře nabývají do svého ideálního podílového spoluvlastnictví příjemce podpory a partner č Spoluvlastnický podíl příjemce podpory k infrastruktuře je touto smlouvou stanoven na id. 3/5 a podíl partnera č. 1 k infrastruktuře je touto smlouvou stanoven na id. 2/5. 3. O hospodaření s infrastrukturou rozhodují příjemce podpory a partner č. 1 většinou stanovenou dle velikosti spoluvlastnických podílů. 4. Příjemce podpory a partner č. 1 jsou při rozhodování o hospodaření s infrastrukturou povinni dodržovat ustanovení této smlouvy a usnesení Rady BIOCEV a jsou povinni dále zajistit přístup i partnerům č. 2 č. 6 přístup k infrastruktuře. 5. Příjemce podpory jako většinový spoluvlastník nesmí při rozhodování o hospodaření s infrastrukturou činit takové úkony, kterými by mohla být narušena či ohrožena udržitelnost projektu BIOCEV. Page 8 of 69
9 6. Příjemce podpory a partner č. 1 jsou oprávněni činit veškeré právní úkony vztahující se ke vzniku vlastnického práva, resp. jejich ideálního spoluvlastnického podílu na infrastruktuře. 7. Příjemce podpory a partner č.1 jsou aktivně legitimováni k podání žaloby proti nezákonnému zásahu jakéhokoliv subjektu do vlastnického práva k infrastruktuře. Čl.9. Ustanovení o právu duševního vlastnictví (zahrnující právo autorské, ochranné známky užitné vzory, patenty, licence atd.) 1. V souvislosti s realizací projektu BIOCEV jako celku, dále pak v souvislosti s realizací výzkumných programů a dílčích výzkumných projektů, budou určení partneři vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k vědeckému dílu, vynálezu, užitnému a průmyslovému vzoru, patentu, ochranné známce atd., která vytvořil každý jednotlivý zaměstnanec ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovně právního vztahu k určeném partnerovi. 2. Jednotlivá vědecká díla jsou považována za díla zaměstnanecká. Smluvní strany se zavazují dbát zákonných práv a nároků třetích osob. 3. Určený partner je povinen zajistit bezodkladný převod finančních prostředků, jež byly v době účinnosti této smlouvy získány z konkrétního vědeckého díla, vynálezu, užitného a průmyslovému vzoru, patentu, ochranné známky atd., v rámci projektu BIOCEV na účet příjemce podpory. Smluvní strany se zavazují, že vždy před započetím prací na konkrétním výzkumném programu, resp. výzkumném projektu, písemnou formou dohodnou poměr, v němž budou participovat na právech k vytvořenému duševnímu vlastnictví a na veškerých výnosech z majetkových práv vznikajících z konkrétního vědeckého díla. 4. Smluvní strany jsou povinny chránit s odbornou péčí práva duševního vlastnictví, jež vzniknou v souvislosti s realizací projektu BIOCEV. Veškeré náklady vynaložené na výkon majetkových práv k vědeckým dílům, vynálezům, užitným a průmyslovým vzorům, patentům, ochranným známkám atd., jsou považovány za způsobilé výdaje, které budou smluvní straně vyplaceny příjemcem podpory v případě, že budou řídícím orgánem akceptovány jako výdaje způsobilé. 5. Příjemce podpory a partneři zajistí řádný a bezodkladný zápis jednotlivých výsledků výzkumu a vývoje vzniklých v souvislosti s projektem BIOCEV do Rejstříku informací o výsledcích, a to v souladu s nařízením vlády č. 267/2002 Sb. o informačním systému výzkumu a vývoje. Čl.10. Ustanovení o finančních tocích 1. Příjemce podpory založí bankovní účet ( účet příjemce podpory ), na nějž a z něhož budou propláceny veškeré finanční prostředky související s projektem BIOCEV. 2. Na účet příjemce podpory budou řídícím orgánem poukazovány finanční prostředky, a to formou ex-ante, tedy formou poskytování průběžných plateb na základě žádostí o ex-ante platbu, předložených příjemcem podpory. 3. Finanční toky mezi řídícím orgánem, příjemcem podpory a partnery budou probíhat jak v období realizace projektu (zahrnujícím přípravnou, investiční a náběhově - provozní fázi), tak ve fázi provozní, tedy po celou dobu účinnosti této smlouvy. 4. V průběhu realizace projektu budou smluvní strany provádět na účet příjemce podpory níže uvedené finanční platby související s projektem BIOCEV: i. Partnerské příspěvky zajišťující udržitelnost projektu BIOCEV. Tyto partnerské příspěvky zajišťují udržitelnost projektu BIOCEV a mohou vzniknout pouze jako pohledávka řídícího orgánu ve vztahu k příjemci podpory Page 9 of 69
10 ii. v případě, kdy řídící orgán rozhodne, že část finančních prostředků čerpaných příjemcem podpory je nezpůsobilým výdajem a příjemci podpory tak vznikne povinnost vrátit zpět řídícímu orgánu tyto finanční prostředky. Partneři a příjemce podpory jsou povinni platit partnerské příspěvky zajišťující udržitelnost projektu BIOCEV za splnění podmínek dle čl. 10 odst. 4 i) této smlouvy, a to ve výši podílu každé smluvní strany na provozních výdajích projektu BIOCEV, stanovených v čl. 11 odst. 3 této smlouvy. 5. Ve fázi provozní budou smluvní strany na účet příjemce podpory provádět níže uvedené finanční platby související s projektem BIOCEV: i. pravidelné partnerské příspěvky (budou každoročně stanoveny Radou BIOCEV). ii. dodatečné partnerské příspěvky (budou předepsány ředitelem projektu BIOCEV a schváleny Radou BIOCEV, vycházejí vždy z konkrétní potřeby hospodaření a potřeby zajištění udržitelnosti projektu BIOCEV). 6. Na účet příjemce podpory budou dále smluvní strany převádět finanční prostředky získané z konkrétního vědeckého díla vzniklého v souvislosti s projektem BIOCEV. 7. Příspěvky smluvních stran dle odst. 5. i. tohoto článku pokrývají náklady na provoz související s projektem BIOCEV a zajištující jeho udržitelnost. Čl. 11. Ustanovení o výši podílu na způsobilých výdajích projektu BIOCEV 1. Výše podílů smluvních stran na způsobilých výdajích projektu BIOCEV v průběhu jeho realizace je smluvními stranami dohodnuta a rozdělena na výši podílů na investičních výdajích a výši podílů na způsobilých výdajích na startup grantech. 2. Výše podílů na způsobilých výdajích projektu BIOCEV v průběhu realizace projektu je mezi smluvními stranami dohodnuta níže uvedeným způsobem: - Příjemce podpory se podílí na projektu BIOCEV způsobilými výdaji ve výši 100 % investičních nákladů na vybudovaní a vybavení veškeré infrastruktury, a dále způsobilými výdaji ve výši jemu vyplacených start-up grantů. - Partneři č. 1 č. 6 se podílejí na projektu BIOCEV způsobilými výdaji ve výši jim vyplacených start-up grantů. Podíl příjemce podpory a partnerů č. 1 č. 6 na start-up grantech je uveden v příloze č Výše podílů na provozních výdajích projektu BIOCEV ve fázi provozní je mezi smluvními stranami dohodnuta níže uvedeným způsobem: - Příjemce podpory se podílí na projektu BIOCEV výdaji ve výši 20,34 % - Partner č. 1 se podílí na projektu BIOCEV výdaji ve výši 33,18 % - Partner č. 2 se podílí na projektu BIOCEV výdaji ve výši 22,74 % - Partner č. 3 se podílí na projektu BIOCEV výdaji ve výši 7,38 % - Partner č. 4 se podílí na projektu BIOCEV výdaji ve výši 8,24 % - Partner č. 5 se podílí na projektu BIOCEV výdaji ve výši. 4,23 % - Partner č. 6 se podílí na projektu BIOCEV výdaji ve výši 3,90 % V příloze č. 11 této smlouvy je uveden indikativní provozní rozpočet pro rok 2013 a podíl příjemce dotace a partnerů č. 1 - č. 6 na jeho úhradě. 4. Výše podílů na provozních výdajích projektu BIOCEV dle čl. 11 odst. 3 odpovídá poměrně podílu každé smluvní strany na realizaci projektu BIOCEV. Page 10 of 69
11 5. Podrobný popis způsobu financování projektu BIOCEV je obsažen v příloze č. 4 této smlouvy. 6. Způsobilé výdaje na projekt BIOCEV budou partnerům v realizační fázi, avšak pouze v její investiční a náběhově - provozní fázi, vypláceny z účtu příjemce podpory, a to ve lhůtě 15-ti dnů ode dne, kdy byly konkrétní finanční prostředky připsány na účet příjemce podpory. 7. Partneři berou na vědomí, že příjemce podpory je odpovědným subjektem vůči řídícímu orgánu, tedy že v případě, kdy nebude dosaženo cílů projektu BIOCEV, může být řídícím orgánem příjemci podpory uloženo vrátit veškeré poskytnuté finanční prostředky, a to i pokud nedosažení stanovených cílů bude způsobeno pouze jediným z partnerů. 8. Pokud bude řídícím orgánem nařízeno příjemci podpory vrácení poskytnutých finančních prostředků jsou partneři č. 1 - č. 6 zavázáni vůči příjemci podpory dle ustanovení této smlouvy o dohodnuté solidaritě partnerů (čl. 5. této smlouvy). Tímto ujednáním není dotčeno právo na náhradu škody. Čl. 12. Přístup partnerů a třetích subjektů k infrastruktuře 1. Příjemce podpory a partner č. 1 jsou povinni zajistit partnerům č. 2 č. 6 přístup k infrastruktuře. Za tímto účelem bude sestaven tzv. kapacitní plán vytíženosti technologických zařízení, na základě kterého bude průběžně zajištěno jejich přidělování jednotlivým pracovním skupinám nebo třetím subjektům. 2. Kapacitní plán musí být vždy sestaven tak, aby pokrýval 100% požadavků dílčích výzkumných projektů, nebo aby odpovídal dohodnutému rozdělení kapacit mezi partnery č. 1 č. 6 a příjemce podpory. Pracovní skupiny mohou svou rezervovanou kapacitu nabídnout třetím subjektům nebo pověřit odbor Správy servisních laboratoří hledáním třetího subjektu. 3. V případě řešení interního sporu o kapacitu v čase mezi kterýmkoliv z partnerů či příjemcem podpory, bude postupováno při řešení takového sporu dle čl. 20 odst. 1-5 této smlouvy. Čl. 13. Ustanovení o vzájemné komunikaci a spolupráci mezi smluvními stranami a ustanovení o řízení projektu BIOCEV Ustanovení o vzájemné komunikaci mezi smluvními stranami: 1. Smluvní strany se zavazují ke vzájemné komunikaci a spolupráci na projektu BIOCEV a to i na úrovni vědeckých týmů. Podrobný popis vzájemné spolupráce, míra spolupráce příjemce podpory a partnerů č. 1 - č. 6 je podrobně upravena v příloze č. 5 a 6 této smlouvy. 2. Závazkem ke vzájemné komunikaci se rozumí stanovení povinnosti každé smluvní strany bezodkladně reagovat na jakýkoliv písemný, elektronický popř. telefonický podnět týkající se projektu BIOCEV, učiněný mezi partnery č. 1 - č. 6 a příjemcem podpory navzájem. 3. Závazkem ke vzájemné komunikaci se také rozumí stanovení povinnosti každé smluvní strany dle čl. 13 odst. 8 této smlouvy. 4. Nejvyšším orgánem projektu BIOCEV je Rada BIOCEV. Rada BIOCEV vydává rozhodnutí ve formě jednotlivých usnesení. 5. Způsob vydávání jednotlivých usnesení Rady BIOCEV je podrobně upraven v jednacím řádu Rady BIOCEV, který je nedílnou součástí této smlouvy a přílohou č. 5 této smlouvy. Page 11 of 69
12 6. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude zohledňovat při svých rozhodnutích jednotlivá usnesení Rady BIOCEV. Jednotlivá usnesení Rady BIOCEV nejsou pro smluvní strany právně závazná vyjma usnesení vydaných v souladu s čl. 20 odst.1-5 této smlouvy. 7. Smluvní strany berou na vědomí, že jednotlivá usnesení Rady BIOCEV mají pouze doporučující charakter, není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak. 8. Smluvní strany se zavazují, že budou písemně, popř. elektronicky reagovat na vydaná usnesení Rady BIOCEV, a to ve lhůtě nejpozději 15-ti dnů ode dne vydání takového usnesení. 9. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran nebude souhlasit s konkrétním usnesením Rady BIOCEV, neprodleně tuto skutečnost písemně oznámí zbývajícím smluvním stranám, a to včetně odůvodnění nesouhlasu. Smluvní strany následně bezodkladně vyvolají jednání, kterého se bude účastnit statutární zástupce každé smluvní strany. Pokud nebude při takovém jednání dosaženo dohody v předmětné věci, bude o dalším postupu hlasováno, přičemž k přijetí závazného rozhodnutí smluvních stran je nutné, aby se pro takové rozhodnutí vyslovily prostou většinou minimálně 4/7 hlasů všech smluvních stran, a dále je nutné, aby s přijetím takového rozhodnutí zároveň vyslovili souhlas příjemce podpory a partner č Při hlasování dle čl. 13 odst. 9 má každá ze smluvních stran jeden hlas. Smluvní strany jsou usnášeníschopné při účasti statutárních zástupců alespoň 4 smluvních stran. Ustanovení o řízení projektu BIOCEV a organizační struktura: 11. Řízení projektu probíhá ve dvou vymezených časových úsecích realizace projektu a fáze provozu (také provozní fáze). Realizace projektu byla zahájena dnem a skončí dnem Realizace projektu BIOCEV je rozdělena na fázi přípravnou, fázi investiční ( infrastrukturní ) a fázi náběhu provozu (též náběhová provozní fáze). Přípravná fáze končí rozhodnutím řídícího orgánu o přidělení podpory projektu BIOCEV. Předpokládaným termínem ukončení přípravné fáze projektu BIOCEV je měsíc říjen roku Poté následuje fáze investiční, která podle plánovaného časového harmonogramu končí Od bude zahájena náběhová provozní fáze, která skončí nejpozději dnem Projekt BIOCEV bude dále pokračovat fází provozní: od po dobu pěti let od zahájení provozní fáze bude v jejím průběhu sledována udržitelnost projektu, tj. do (viz obr. č. 1 dle přílohy č. 6 této smlouvy). 14. Projekt BIOCEV bude zajišťován nově založenou organizační jednotkou BIOCEV vytvořenou v rámci organizace příjemce podpory. 15. V průběhu realizace i v průběhu provozní fáze bude projekt BIOCEV řízen Radou BIOCEV, ve které jsou zastoupeni partneři č. 1 č. 6 a příjemce podpory. Radě BIOCEV je podřízen v realizační fázi manažer projektu, od náběhové provozní fáze ředitel organizační jednotky BIOCEV. Pro zajištění všech činností projektu je zřízen realizační tým, jehož složení je přizpůsobeno nárokům každé z uvedených fází projektu či dílčích etap jednotlivých fází (viz. obr. č. 3 dle přílohy č. 6 této smlouvy). 16. Řízení v přípravné a infrastrukturní fázi (viz příloha č. 6 této smlouvy) a) Projekt BIOCEV v těchto fázích řídí Rada BIOCEV. b) Výkonným orgánem je projektový tým. Projektový tým je řízen manažerem projektu a je složen ze dvou částí, z vědeckého týmu a pracovního týmu. Koordinaci činnosti vědeckého týmu zajišťuje koordinátor vědecké části projektu BIOCEV. Vědecký tým je dále členěn na pracovní skupiny pro každou věcně definovanou oblast a současně je definován pracovník zodpovědný za přípravu dané oblasti. c) Vědecký tým v přípravné fázi definuje výzkumné programy BIOCEV, koncepci výukových aktivit projektu BIOCEV a technologické části a v těchto oblastech připravuje dokumentaci pro žádost o dotaci. V investiční Page 12 of 69
13 fázi bude vědecký tým spolupracovat zejména s dodavateli technologií plánovaných pro servisní laboratoře (tzv. core facilities - jeho úkolem bude upřesnění detailních technických specifikací těchto technologií), dále se bude podílet na přípravě provozní dokumentace BIOCEV, na přípravě strategie a parametrů pro výběr nových pracovníků atd. d) Pracovní tým připravuje a koordinuje organizační, ekonomické, stavební a administrativní části projektu. Společně s vědeckým týmem se podílí na přípravě provozní dokumentace BIOCEV a společně také připravují strategii pro personální obsazování projektu. 17. Řízení v náběhové provozní fázi a provozní fázi a) Orgány a struktury náběhové provozní fáze a provozní fáze projektu jsou Rada BIOCEV, útvar BIOCEV, Vědecká rada a Mezinárodní vědecký panel. b) Rada BIOCEV je podobně jako ve fázi přípravné a investiční nejvyšším orgánem projektu BIOCEV. Detailní popis způsobu jednání a rozhodování rady BIOCEV je uveden v jednacím řádu Rady BIOCEV, který je přílohou č. 5 této smlouvy a nedílnou součástí této smlouvy. c) Útvar BIOCEV je řízen ředitelem BIOCEV a je členěn do tří odborů - Věda a výzkum, Správa servisních laboratoří a Ekonomika a organizace. - Odbor Věda a výzkum je členěn na pět sekcí podle výzkumných programů, každá sekce je dále členěna na jednotlivé výzkumné laboratoře. Výzkumná laboratoř je nejnižší organizační složkou odboru a zabezpečuje řešení právě jednoho výzkumného projektu. Výzkumná laboratoř je řízená vedoucím laboratoře (projektu). Jednotlivé výzkumné projekty jsou definovány tak, aby byla stimulována koncentrace aktivit a horizontální spolupráce mezi projekty v rámci programu i mezi programy, a tak bylo dosaženo maximálního synergického efektu. - Odbor Správa servisních laboratoří zajišťuje provoz vybudované technologické infrastruktury (tzv. core facilities) a zajišťuje podporu této infrastruktury vědcům, vědeckým týmům a dalším klientům na principu open access infrastruktury. - Odbor Ekonomika a organizace zajišťuje funkce transferu technologií, podporu vzdělávání, marketing a PR vědecké činnosti a dále ekonomické, personální, administrativní činnosti projektu a správu areálu Vestec. Odbory Správa servisních laboratoří a Ekonomika a organizace zajišťují společné funkce centra excelence (zejména transfer technologií a podporu vzdělávání) a koordinační, provozní, technologickou, organizační a administrativní podporu vědecké části projektu BIOCEV. d) Vědecká rada je poradním orgánem ředitele BIOCEV. Jejími interními členy jsou ředitel BIOCEV, vedoucí výzkumných programů a vedoucí Správy servisních laboratoří. Rada má dále čtyři externí členy, kteří jsou jmenováni Radou BIOCEV. Kompetence Vědecké rady jsou definovány v příloze č. 6 této smlouvy. e) Mezinárodní vědecký panel je poradním orgánem Rady BIOCEV, jehož hlavním úkolem je posouzení mezinárodní úrovně vědecké činnosti a mise projektu BIOCEV. Panel je svoláván Radou BIOCEV (viz příloha č. 6 této smlouvy). 18. Řízení projektu BIOCEV je dále podrobně upraveno v příloze č. 6 této smlouvy. Čl. 14. Ustanovení o průběžném monitorování projektu a monitorovacích indikátorech projektu 1. Smluvní strany jsou povinny průběžně provádět monitorování projektu BIOCEV, a to nejméně jedenkrát za 6 kalendářních měsíců. Smluvními stranami byly nastaveny monitorovací indikátory specifikované v příloze č. 7 této smlouvy. Page 13 of 69
14 2. Monitorovacími indikátory jsou dle Příručky indikátory výstupů a indikátory výsledků. Hodnoty monitorovacích indikátorů bude dosaženo spoluprací žadatele a partnerů č. 1 - č. 6 na realizaci výzkumného programu projektu BIOCEV a důslednou aplikací základních principů, na nichž je projekt BIOCEV postaven. 3. Indikátor výstupu kvantifikuje výstupy činnosti projektu BIOCEV, tzn. to, co projekt vytvořil. 4. Indikátor výsledku má vztah na přímý a okamžitý přínos projektu BIOCEV, jedná se v podstatě o hledisko úspěšnosti s ukazateli fyzické nebo peněžní povahy, jako jsou počty úspěšných absolventů studijních programů, počet aplikovaných výstupů výzkumu, objem smluvního výzkumu atd. 5. V rámci prioritní osy 1 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace , z něhož bude financován projekt BIOCEV, jsou monitorovací indikátory rozděleny na indikátory závazné, včetně povinně volitelných indikátorů, a indikátory nezávazné. 6. Závazné indikátory vystihují hlavní cíle prioritní osy a cílové hodnoty těchto indikátorů budou konkrétně uvedeny v Rozhodnutí řídícího orgánu o přidělení dotace na financování projektu BIOCEV. Příjemce podpory má povinnost tyto závazné indikátory naplnit. 7. Nezávazné indikátory slouží k detailnějšímu sledování souvisejících aktivit a měří doprovodné efekty realizace projektu BIOCEV. Příjemce podpory je povinen řídícímu orgánu pravidelně vykazovat jejich plnění. 8. Určení partneři jsou povinni v průběhu realizace projektu BIOCEV, a také po celou dobu trvání jeho udržitelnosti, provádět jeho monitorování, a to v oblastech konkrétních výzkumných programů či dílčích výzkumných projektů dle stanovených indikátorů v čl. 14 odst. 2 7 této smlouvy, a o kontrole naplňování indikátorů pořizovat písemné protokoly, jež budou předávány příjemci podpory, který je povinným subjektem vůči řídícímu orgánu. 9. Příjemce podpory je povinen předkládat řídícímu orgánu v průběhu realizace projektu BIOCEV a také po celou dobu trvání jeho udržitelnosti monitorovací zprávy s frekvencí dle požadavků stanovených v Příručce a její Příloze č. 8. Čl. 15. Ustanovení o zajištění dopadu realizace projektu BIOCEV v regionu cíle Konvergence 1. Smluvní strany prohlašují, že: - projekt BIOCEV bude smluvními stranami realizován mimo Hlavní město Prahu, konkrétně ve Středočeském kraji, tedy v regionu soudržnosti odpovídající úrovní NUTS II, na nějž je směřována podpora z fondů EU. - realizací projektu BIOCEV bude naplněna Strategie regionálního rozvoje ČR, kdy vzhledem k vysokému podílu výdajů vládního sektoru do oblasti vědy a výzkumu v Praze tato Strategie doporučuje dekoncentraci výzkumné a vývojové činnosti do bezprostředního zázemí Prahy. - realizací projektu BIOCEV dojde vytvoření nových pracovních příležitostí. - realizací projektu BIOCEV budou vytvořeny či výrazně zlepšeny podmínky pro růst inovačního potenciálu a rozvoj znalostně orientované ekonomiky, což jsou jedny ze základních podmínek pro zajištění setrvalého růstu regionální konkurenceschopnosti. - projekt BIOCEV přispěje k akceleraci ekonomické výkonnosti regionu a ke zvýšení konkurenceschopnosti zejména biotechnologicky a biomedicínsky orientovaných společností nejen ve Středočeském kraji, ale i v celé České republice. Díky intenzivní spolupráci vědeckých pracovníků BIOCEV se zahraničními pracovišti dojde k mezinárodnímu zviditelnění regionu. Page 14 of 69
15 Čl. 16. Ustanovení o postupu smluvních stran při zadávání veřejných zakázek 1. Smluvní strany se zavazují, že při zadávání veřejných zakázek na dodávky, služby či stavební práce související s realizací projektu BIOCEV, spolufinancovaných v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace , budou postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy ČR a ES, zejména v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, a dále že budou postupovat v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů vydanými řídícím orgánem jako příloha č. 2 Příručky. 2. Pokud nebude kterákoliv ze smluvní stran postupovat při zadávání veřejných zakázek v souladu s ust. čl. 16 odst. 1 této smlouvy, nemá v takovém případě nárok na proplacení těchto vynaložených finančních výdajů, neboť se jedná o výdaje nezpůsobilé. Čl. 17. Ustanovení o spolupůsobení při finanční kontrole 1. Smluvní strany berou na vědomí, že dle ustanovení 2 písm. e) zákona č. 320/2001 o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění, jsou též osobami povinnými spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 2. Smluvní strany se zavazují, že budou spolupůsobit při finanční kontrole. 3. Podepsané čestné prohlášení příjemce podpory a partnerů o plnění povinnosti dle č. 17 odst. 1 této smlouvy, tvoří přílohu č. 8 k této smlouvě. Čl. 18. Závazek smluvních stran týkající se dodržení podmínek udržitelnosti projektu BIOCEV 1. Smluvní strany se zavazují, že dodrží podmínky udržitelnosti projektu BIOCEV dle ust Příručky pro žadatele Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace , také specifikované v čl. 6 této smlouvy. 2. Smluvní strany se dále zavazují, že budou dodržovat plán předpokládaných re-investic a v případě možnosti získání účelových prostředků na podporu udržitelnosti a nebo re-investic projektů OP VaVpI připraví žádost o poskytnutí podpory a předloží ji Radě BIOCEV ke schválení, s cílem maximálně zohlednit plán předpokládaných re-investic (viz příloha č. 1 této smlouvy). 3. Smluvní strany se konečně zavazují dodržet povinnosti týkající se placení pravidelných partnerských příspěvků, dodatečných partnerských příspěvků a převádění finančních prostředků souvisejících s projektem BIOCEV, získaných z konkrétního vědeckého díla. 4. Smluvní strany se zavazují, že budou v rámci projektu BIOCEV provádět výuku, vzdělávání, výzkum a vývoj, a rovněž převádět výsledky výzkumu a vývoje získané z projektu BIOCEV do praxe. Popis těchto činností je obsažen v Projektové žádosti. 5. Podepsané čestné prohlášení smluvních stran o plnění povinností dle čl. 18 odst. 1,2,3 a 4 tvoří přílohu č. 10 k této smlouvě. Čl.19. Změny projektu BIOCEV a jejich schvalování 1. Smluvní strany se zavazují, že budou neprodleně informovat sebe navzájem a řídící orgán o veškerých skutečnostech, které vedou, popř. mohou vést ke změně projektu BIOCEV, a to po celou dobu jeho realizace a udržitelnosti Page 15 of 69
16 2. Změny projektu BIOCEV mohou být navrženy kteroukoliv ze smluvních stran, přičemž takový návrh na změnu projektu BIOCEV projednává a schvaluje Rada BIOCEV, a to způsobem stanoveným v Jednacím řádu Rady BIOCEV. 3. Smluvní strany berou na vědomí, že veškeré změny projektu BIOCEV jsou možné pouze s předchozím souhlasem řídícího orgánu, a že zároveň o nich musí být rozhodnuto Radou BIOCEV dle čl. 19 odst. 1; případně musí být navržené změny projektu BIOCEV smluvními stranami schváleny postupem dle čl. 13 odst. 9 a 10 Partnerské smlouvy. V případě, že si změna projektu BIOCEV vyžádá zároveň i změnu obsahu Partnerské smlouvy bude v takovém případě postupováno v souladu s čl. 24 odst.13 této smlouvy. 4. Smluvní strany jsou povinny změnit projekt BIOCEV, popř. jeho část nebo obsah Partnerské smlouvy, pokud to bude nařízeno řídícím orgánem. Čl. 20. Řešení sporů a ustanovení o rozhodčí doložce 1. Spory mezi partnery č. 1 č. 6 i příjemcem podpory, jež se budou týkat personální politiky, nakládání s finančními prostředky, dále pak vědeckého zaměření, plnění indikátorů projektu, určení práv a povinností v oblasti využití infrastruktury v čase, pořizování nových kapacit, prvenství v dosažení určitých vědeckých výsledků, autorských práv (tzv. interní spory) budou vždy rozhodovány v první instanci ředitelem projektu BIOCEV. Za interní spory jsou rovněž považovány spory mezi vedoucími programů, spory vedoucích programů/vedoucích výzkumných laboratoří s odborem Správa servisních laboratoří nebo odborem Ekonomika a organizace a spory o společně využívané prostory a přístroje. 2. Proti rozhodnutí ředitele projektu BIOCEV je možné podat odůvodněné námitky ve lhůtě 15-ti dnů. 3. O podaným námitkách rozhodne Rada BIOCEV, a to ve lhůtě 30-ti dnů tak, že námitkám buď vyhoví a změní rozhodnutí vydané v první instanci a nebo rozhodnutí potvrdí a námitky jako nedůvodné zamítne. 4. Rozhodnutí Rady BIOCEV je konečné a pro partnery č. 1 č. 6 a příjemce podpory právně závazné. 5. Na řízení o interních sporech se nevztahuje z.č. 500/2004 Sb., správní řád. 6. Všechny ostatní spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel. Rozhodčí senát budou tvořit tři (3) rozhodci. Žalující strana a žalovaná strana jmenují po jednom rozhodci, a tito dva rozhodci jmenují třetího rozhodce, který bude předsedou rozhodčího senátu. S výhradou 31 zákona o rozhodčím řízení se smluvní strany tímto vzdávají práva na předložení sporu v souvislosti s touto smlouvou běžnému soudu či práva na odvolání se k takovému běžnému soudu. Výrok rozhodčího senátu bude konečný a závazný pro všechny smluvní strany. Rozhodčí řízení se bude konat v Praze v českém jazyce. Čl. 21. Ustanovení o publicitě projektu BIOCEV 1. Partneři berou na vědomí, že příjemce podpory je povinen informovat veřejnost o finanční dotaci ( podpoře ), kterou obdržel v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace z Evropského fondu pro regionální rozvoj, a také o podpoře ze státního rozpočtu, z nichž došlo k financování projektu BIOCEV. 2. Příjemce podpory je povinen splnit tyto povinnosti: a) postavit v průběhu realizace projektu BIOCEV velkoplošný informační panel v místě realizace projektu, b) zřídit internetové stránky příjemce podpory, které budou obsahovat srozumitelnou informaci o projektu BIOCEV, výši příspěvku z EU a státního rozpočtu a odkaz na internetové stránky MŠMT věnované OP VaVPI Page 16 of 69
17 ve spolupráci s řídícím orgánem zajistit uveřejňování tiskových zpráv o poskytnuté dotaci při zahájení a ukončení projektu BIOCEV, c) zajistit slavnostní zahájení a ukončení projektu, d) zajistit vhodnou formou povinnou publicitu u hmotných předmětů, které budou zakoupeny v souvislosti s projektem BIOCEV, e) zajistit ve lhůtě nejpozději 6-ti měsíců od ukončení projektu BIOCEV vyvěšení dostatečně velké stálé informační tabulky (pamětní desky) na dobře viditelném místě. 3. Povinnosti příjemce podpory ve vztahu k publicitě projektu BIOCEV, které je příjemce podpory povinen dodržet, jsou podrobně specifikovány v Příloze č. 3 k Příručce. 4. Partneři se zavazují k vynaložení maximální součinnosti ve vztahu k příjemci podpory, aby mohl splnit své povinnosti související s publicitou projektu BIOCEV. Čl. 22. Účinnost a způsob ukončení smlouvy 1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou s účinností od dne do Od do bude existovat pětileté přechodné období pro monitorování udržitelnosti Projektu BIOCEV. 3. Po ukončení účinnosti této smlouvy se smluvní strany mohou dohodnout na další vzájemné spolupráci. Taková dohoda musí respektovat principy podpory výzkumu a vývoje. 4. V případě, že projekt BIOCEV nebude vybrán řídícím orgánem k financování a realizaci s využitím operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace , prioritní osa 1, Evropská centra excellence, se uplatní rozvazovací podmínka ve vztahu k účinnosti této smlouvy, a to ke dni doručení takového rozhodnutí řídícího orgánu příjemci podpory. Čl. 23. Ustanovení o doručování 1. Veškeré písemnosti se doručují prostřednictvím držitele poštovní licence formou doporučeného dopisu na adresu partnera č. 1 č. 6 nebo příjemce podpory, uvedenou v záhlaví této smlouvy. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některé ze smluvních stran, je tato smluvní strana povinna neprodleně písemně oznámit ostatním smluvním stranám tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku. 2. Nebyl-li partner č. 1 č. 6 nebo příjemce podpory na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nedojde li k vyzvednutí takové zásilky do deseti kalendářních dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se partner č. 1 č. 6 nebo příjemce podpory o doručení nedozvěděl. Čl.24. Závěrečná ustanovení 1. V případě, že hrozí vážné riziko škody na infrastruktuře nebo porušení zákonné či smluvní povinnosti v souvislosti s plněním projektu BIOCEV, je příjemce podpory povinen učinit právní kroky k eliminaci takového rizika. V takovém případě je příjemce podpory povinen informovat partnery č. 1 č. 6 o této skutečnosti a partneři č. 1 č. 6 jsou povinni příjemci podpory poskytnout veškerou potřebnou součinnost k eliminaci rizika. 2. Smluvní strany prohlašují, že před uzavřením této smlouvy řádně splnily veškeré hmotně právní podmínky pro platné uzavření této smlouvy, vyplývající z platných právních předpisů, jakožto i podmínky vyplývající z jejich platných Page 17 of 69
18 vnitřních předpisů, a dále prohlašují, že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení jakýchkoliv jejich zákonných či smluvních povinností. 3. Při existenci případného rozporu obsahu jednotlivých ustanovení Partnerské smlouvy s jejími přílohami či jinými Projektovými dokumenty má přednost obsah Partnerské smlouvy. Partnerskou smlouvou se nahrazují veškerá předchozí ujednání mezi smluvními stranami, ať již písemná či ústní, která se týkala Projektu BIOCEV. 4. V případě, že projekt BIOCEV nebude vybrán řídícím orgánem k financování, zavazují se smluvní strany, že vypořádají vzniklé náklady související s projektem BIOCEV dle výši podílů na provozních výdajích stanovených v čl. 11 odst. 3 této smlouvy, a to nejpozději ve lhůtě 6-ti měsíců ode dne, v němž bude příjemci podpory doručeno rozhodnutí řídícího orgánu o nepřidělení dotace. 5. Smluvní stany se zavazují, že budou dodržovat obecně závazné právní předpisy ČR a Evropského společenství, a dále ustanovení Příručky včetně veškerých jejích příloh. 6. V případě, že v době účinnosti Partnerské smlouvy dojde k zániku právní subjektivity kterékoliv ze smluvních stran, a to bez právního nástupce, nebo dojde-li k zániku účasti kterékoliv ze smluvních stran na Partnerské smlouvě, dohodnou zbývající smluvní strany postup pro převzetí veškerých práv a povinností takové smluvní strany, aby byla zajištěna udržitelnost projektu BIOCEV. Taková dohoda může být realizována pouze s předchozím souhlasem řídícího orgánu. 7. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, nedotkne se tato neplatnost jiných ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že nahradí neplatné ustanovení smlouvy jiným platným ustanovením svým obsahem podobným neplatnému ustanovení. 8. Smluvní strany se zavazují zachovávat vůči třetím subjektům mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a v souvislosti s realizací projektu BIOCEV, vyjma těch, o nichž tak stanoví příslušný právní předpis ČR a ES, a to i po zániku účinnosti této smlouvy. 9. Smluvní strany jsou povinny zachovávat veškerou dokumentaci související s projektem BIOCEV, a to do , nestanoví-li právní předpis lhůtu delší. Smluvní strany jsou povinny si dokumentaci vzniklou v souvislosti s projektem BIOCEV vzájemně poskytovat. 10. Tato smlouva je vyhotovena výhradně v českém jazyce. 11. Tato smlouva je vyhotovena v 10-ti stejnopisech, z nichž partner č.1 č. 6 obdrží po jednom originále, příjemce podpory tři originály a jeden originál bude poskytnut řídícímu orgánu. 12. Tato smlouva se řídí právními předpisy platnými v ČR, zejména pak obchodním zákoníkem, zák. č. 513/1991 Sb. S ohledem na skutečnost, že tato smlouva je uzavírána dle 269 odst. 2, Obch. zák., jako smlouva nepojmenovaná., 13. Tato smlouva může být měněna pouze se souhlasem všech smluvních stran a řídícího orgánu, a to formou vzestupně číslovaných písemných dodatků, podepsaných všemi smluvními stranami této Partnerské smlouvy. Page 18 of 69
19 Součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: Příloha č. 1 Plán výnosů a plán předpokládaných reinvestic Příloha č. 2 Výzkumné projekty BIOCEV Příloha č. 3 Podíl příjemce dotace a partnerů na start-up grantech (SuG) Příloha č. 4 Podrobný popis způsobu financování Příloha č. 5 Jednací řád Rady BIOCEV Příloha č. 6 Řízení projektu Příloha č. 7 Monitorovací indikátory Příloha č. 8 Čestné prohlášení dle čl. 17 o finanční kontrole Příloha č. 9 Role žadatele a partnerů č. 1 - č. 6 Příloha č. 10 Čestné prohlášení dle čl. 18 o udržitelnosti projektu BIOCEV Příloha č. 11 Podíl příjemce podpory a partnerů na provozních nákladech BIOCEV v roce 2013 V Praze dne 10. listopadu 2009 Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Univerzita Karlova v Praze Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. Page 19 of 69
20 Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. Page 20 of 69

References: čl. 17
 čl. 18
 zákona č. 513
 zákona č. 513
 Čl. 1
 zákona č. 341
 Čl. 2
 Čl. 3
 Čl. 4
 čl. 16
 čl. 21
 Čl. 5
 Čl. 6
 čl. 8
 čl. 20
 čl. 6
 čl. 20
 Čl. 7
 Čl. 8
 Čl.9
 Čl.10
 čl. 10
 čl. 11
 Čl. 11
 čl. 11
 Čl. 12
 čl. 20
 Čl. 13
 čl. 13
 čl. 20
 čl. 13
 Čl. 14
 čl. 14
 Čl. 15
 Čl. 16
 čl. 16
 Čl. 17
 zákona č. 320
 Čl. 18
 čl. 6
 čl. 18
 Čl.19
 čl. 19
 čl. 13
 čl. 24
 Čl. 20
 Čl. 21
 Čl. 22
 Čl. 23
 Čl.24
 čl. 11
 čl. 17
 čl. 18