Source: http://docplayer.cz/3718331-Smlouva-o-dilo-na-realizaci-verejne-zakazky.html
Timestamp: 2018-11-15 17:15:21+00:00

Document:
Smlouva o dílo. na realizaci veřejné zakázky - PDF
Smlouva o dílo. na realizaci veřejné zakázky
Download "Smlouva o dílo. na realizaci veřejné zakázky"
1 KUJIP014V9XW Smlouva o dílo uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník") na realizaci veřejné zakázky 2Š a FŠ U Trojice Havlíčkův Brod - oprava fasády a oken" 1. Smluvní strany Objednatel: Kraj Vysočina se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, Ing, Libor Joukl zástupce pro věci technické: Ing. Radomír Janů Tel./fax: / IČO: DIČ: CZ bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. číslo účtu: /6800 Zhotovitel: Qatrosystem, spol. s r.o. se sídlem: Kyjovská 3578, Havlíčkův Brod, PSČ zastoupený: Ing. Dušanem Čapkem, jednatelem zástupce pro věci smluvní: Ing. Dušan Čapek, jednatel zástupce pro věci technické: Ing. Dušan Čapek, jednatel hlavní stavbyvedoucí: Ing. Aleš Čapek, jednatel Tel./fax: , IČO: DIČ: CZ bankovní spojení: Komerční banka a.s., pob. Havlíčkův Brod číslo účtu: /0100 zápis v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 530 V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. Prohlášení Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, prohlašuje, že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením 5 odst, (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při příjímání výše uvedených zdanitelných plnění Stránka 1 z 11
2 považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. 2. Předmět díla Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní předmět (dodávku) díla: 2Š a PŠ Havlíčkův Brod - oprava fasády a oken" 2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace: ZŠ, SPC a ŠD Havlíčkův Brod - oprava fasády staré školy" včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vypracované dodavatelem QATROSYSTEM spol. s r.o., Kyjovská 3 578, Havlíčkův Brod, IČO bude proveden v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy. Odpovědnost za správnost a úplnost projektové dokumentace nese objednatel. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem prací s výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla Součást dodávky stavby je rovněž: Projektová dokumentace skutečného provedení stavby: Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem beze změn". Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přípojek v areálu Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí. Tato část bude i v digitální podobě dle požadavků správců sítí Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména: v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech, uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.), Stránka 2 z 11
3 provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části provedení čistého úklidu mokrou cestou, provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí Rozsah a kvalita předmětu díla je dána: a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu prací, b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, c) touto smlouvou, d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla vyplývající z případného rozporu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do cen v místě a čase obvyklých a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. O těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto zrněn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cen v místě a čase obvyklých a o těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla nepřekročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat alespoň 30 kalendářních dnů před některým z dílčích termínů pro dokončení díla uvedeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy. O těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na tuto skutečnost přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídajícím nerealizované části díla Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1. této smlouvy. Stránka 3 z 11
4 2.13. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy snovým subdodavatelem vyžádat souhlas objednatele. V případě, že objednatel nebude souhlasit s uzavřením takové smlouvy, je zhotovitel povinen oslovit alespoň tři dodavatele na tutéž subdodávku a předložit nabídky alespoň tří různých dodavatelů. Přitom má objednatel právo rozhodnout o vyzvání dalších, jím určených dodavatelů k podání nabídky. O výběru konkrétního subdodavatele rozhodují obě strany společně. V případě že k dohodě nedojde, rozhoduje o výběru subdodavatele zhotovitel. Nedodržení tohoto postupu bude považováno za hrubé porušení smlouvy. 3. Termín plnění, staveniště 3.1 Místo plnění: areál ZŠ a PŠ U Trojice v Havlíčkově Brodě 3.2 Práce budou zahájeny: I. etapa: květen 2014 (předpoklad) II. etapa: leden 2015 (předpoklad) 3.3 Předmět díla bude dokončen I. etapa: nejpozději: II. etapa: Za nesplnění dokončení a předání předmětu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodlení Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, provedení čistého úklidu mokrou cestou, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem Staveniště - staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště, - o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. - provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla, - zhotovitel je povinen poskytnou objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu, - zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, - zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob, Stránka 4 z 11
5 - veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky, - zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak, - nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady stím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací. 4. Cena za dílo 4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH Cena za provedení díla je sjednaná takto: Cena díla bez DPH: DPH 21%: Cena díla celkem s DPH činí: ,--Kč ,--Kč ,-Kč slovy : Šestmiliónůdvěstěčtyřicetdevěttisícpětsetčtyřicetdva korun českých Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících podmínek: při změně právních předpisů určujících sazby daně z přidané hodnoty V případě změny zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době podpisu smlouvy je platná sazba DPH ve výši 21%) v případech stanovených v čl. 2.6., 2.7. a 2.9. V případech, kdy důvodem pro změnu ceny bude provedení víceprací (viz čl. 2.6., 2.7. Smlouvy), jsou smluvní strany povinny respektovat podmínky pro zadávání dodatečných stavebních prací stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Ve výše uvedených případech změny sjednané ceny bude vždy uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě. 5. Financování 5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím vdaném měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu - soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce, který je současně datem zdanitelného plnění. Nedojde-íi mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Stránka 5 z 11
6 Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno: do 30 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, případně do 30 dnů po doručení poslední faktury, pokud by podle tohoto dokladu doba splatnosti nastala později, nebo - do 30 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejím doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet dodavatele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH"). Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět ve faktuře název akce ZŠ a PŠ U Trojice Havlíčkův Brod - oprava fasády a oken". Zhotovitel je povinen přiložit k jednotlivým fakturám soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat min. výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, DPH, ceny vč. DPH, rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje V případě, že smluvní straně vznikne nárok na majetkovou sankci dle této smlouvy, bude tato vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek majetkových sankcí je 30 dnů ode dne doručeni vyúčtováni smluvní straně v prodleni. Pro případ neuhrazené pohledávky, spočívající v plnění úroků z prodlení dle ustanovení této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně započtena vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit. 6. Stavební deník, kontrolní dny 6.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník dle platných právních předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, dohodnuté změny prováděných prací od zadávací dokumentace apod. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništil Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad a nedodělků Zápisy do stavebního deníku zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Kromě pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce. Stránka 6 z 11
7 6.3. Nesouhlasí-ii pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebojím pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však dvakrát měsíčně Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně subdodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání. 7. Převzetí předmětu díla 7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložit objednateli zejména: - projektovou dokumentaci skutečného provedení, se zakreslením změn, 2x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě, která bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data exchange File). Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word), - protokoly ze všech provedených zkoušek a měření dle příslušných technických norem, veškeré revizní zprávy - bez závad - doklady o vlastnostech použitých materiálů, výrobků a ucelených systémů (prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, osvědčení, technické listy,...) - protokoly o výchozích kontrolách provozuschopnosti systémů a zařízení - protokoly o zaškolení obsluhy, návody k obsluze - seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporiy, návody k obsluze v českém jazyce a kopie záručních listů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. Součástí převzetí předmětu díla je předání kompletního stavebního deníku podle platných právních předpisů. Zhotovitel doloží k předávacímu protokolu veškeré nutné revize - bez závad Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného díla Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu. Stránka 7 z 11
8 7.5. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu nebo zničení díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak K předání a převzetí díla jsou pověřeni pracovníci objednatele a zhotovitele oprávnění jednat v technických věcech dle této smlouvy Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 8. Ostatní podmínky smlouvy 8.1. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude on ani osoba sním propojená podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy. Výkonem technického dozoru stavebníka byli pověřeni Ing. Radomír Janů a Ing. Eduard Jozífek, kteří jsou oprávněni: - kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy, - upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky, - dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody, - kontrolovat zakrývané konstrukce a dokončené práce Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkryíého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stránka 8 z 11
9 8.8. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě. 9. Záruky 9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení 2630 není tímto ujednáním dotčeno Vzájemnou dohodou a v souladu s ustanoveními občanského zákoníku se stanoví záruční doba na dílo v délce 60 měsíců, přičemž veškeré dodávky strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou výrobcem, nejméně však 24 měsíců Záruka zhotovitele za kvalitu díla začíná běžet dnem předání a převzetí díla Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč za každý den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde kjiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení faktury Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jírn reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 24 hodin od uplatnění. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli do 30-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu 5000 Kč za každý den, o který nastoupí později. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutých lhůtách, je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 30-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý den prodlení. Stránka 9 z 11
10 9.10. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních Veškeré škody způsobené vadou dokončeného díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení faktury. Pro náhradu škody se smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk, 10. Pojištění díla Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného plnění minimálně 5 mil. Kč. Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli při podpisu smlouvy, Nepředložení dokladu o pojištění bude považováno za neposkytnutí součinnosti a může být důvodem k nepodepsání smlouvy. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 11. Odstoupení od smlouvy Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech: prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů nedodržení postupu zhotovitele při změně subdodavatele dle odst Smlouvy nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn prodlení zhotovitele s dokončením díla v dílčím termínem z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů Způsob odstoupení od smlouvy Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně. 12. Závěrečné ustanovení Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. Stránka 10 z 11
11 12.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smiouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené ust. 147a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, předložit objednateli jako veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 10% z celkové ceny plnění, případně z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Dodavatel předloží seznam subdodavatelů ve lhůtě 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný soupis prací. V Havlíčkově Brodě dne /f C,V- VJihlavědne. 0!> zhotovitele: za objednatele: \ ; ; - s r.o. K. i Kyjově 3nY8 " v í lovlícfcuv!'3/od DIČ: (;Zl50')0()í)4 tel.: , fax:íi Ing. Dušan Čapek jednatel společnosti y* Ing. Libor Joukl náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství Stránka 11 z 11
12 Položkový rozpočet stavby Stavba : ZŠ, SPC a Školní družina - oprava fasády staré školy-etapa 1+2 Zhotovitel: Qatrosystem, spol. s r.o., Kyjovská 3578, Havlíčkův Brod Objednatel: Kraj Vysočina,Žižkova 57/1882,58733 Jihlava,lč : Projektant: Qatrosystem, spol. s r.o., Kyjovská 3578, Havlíčkův Brod, IČ: Základ pro sníženou: 15% Snížená DPH: 15% Základ pro základní: 21% CZK Základní DPH : 21% CZK Zaokrouhíední: Cena celkem : CZK Ing. Dušan Čapek jednatel 22.4,2014 Za zhotovitele Za objednatele s r.o? V,; r 4 ( Kybvr.kř) W) oi I k>vi:čkův Brod m): c;/i50o8;3tvi v tel.: , fax: J
13 Rekapitulace etap výstavby, objektů a rozpočtů, - i nn Základ snížené Zakletí základní!o ;\ó/í;v Cena bez DPH,.,. osné cans 1 ETAPA 1 - Vedlejší a ostatní náklady ETAPA 1 - Stavební řešení ETAPA 2 - Vedlejší a ostatní náklady ETAPA 2 - Stavební řešení S 1ÍW911
14 Položkový rozpočet stavby Stavba : ZŠ, SPC A Školní družina - oprava fasády staré školy-etapa 1 Zhotovitel: Qatrosystem, spol. s r.o., Kyjovská 3578, Havlíčkův Brod Objednatel: Kraj Vysočina,Žižkova 57/1882,58733 Jihlava,lč : Projektant: Qatrosystem, spol. s r.o., Kyjovská 3578, Havlíčkův Brod, IČ: Základ pro sníženou : 15% Snížená DPH: 15% Základ pro základní: 21% CZK Základní DPH: 21% CZK Zaokrouhlední: Cena celkem : CZK Ing. Dušan Čapek vl jednatel A,. /U / 1 Za zhotovitele ' Za objednatele // '."\f\fuo?' ' > É : f'n\ { s ** '> li ) Kyjov^kó :vv/;$ ''"i'-nooi I Uívličknv l3rod li!;;: (;/1íjOWo1)4 tel.:!) , fox: ;^ J
15 Rekapitulace etap výstavby, objektů a rozpočtů s «isio Název 1 Vedlejší a ostatní náklady 2 Stavební řešení 1 bo/ DPH Náklad snížftná ucí:w /fř«!\lňd 7skísfin; dane
16 Stavba: Objekt; Rozpočet: ^TsPCA^toWd^lina^^ava^ádTstóréštoly^ETAPAT Vedlejší a ostatní náklady.r,vgaaa^-;' : -^ L: í: ;-v!f' : '.V 'C^: ''VC'V~;v \ J ' N..-v / :" v-, - v- "V'"C;'T : -^níi!oíí"w^!e X;wř; List č. Stavba: ZŠ, SPC A Školní družina - oprava fasády staré školy-etapa 1 Objekt: Rozpočet: Vedlejší a ostatní náklady Projektant; Qatrosystem, spol. s r.o., Kyjovská 3578, 58^1)^^ Objednat!: Kraj Vysočina.Žižkova 57/1882,58733 Jihlava,ič : Zhotovitel:... CELKr-.Vi HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem : KekaoiiiiíKCfí ci':.:ií: Základ pro DPH Základ pro DPH 15% 21% Za objednatele : Datum : Podpis: Za zhotovitele: Datum: Podpis: Z (U yxm OSV5TkAA.^>i. Kyjovr-kó 3.V8 01 ř :.:vlíi;kíiv Brod HIC: (;Zi50í>8GM "tut-jutrrzrmw, raeottanrn V' '.V Stavba: Objekt: Rozpočet: Poř.čílso Název <oini družina - oprava fasády staré školy-f Vedlejší a ostatní nánkiady Vedlejší a ostatní nánkiady MJ Množství Cena za MJ Cena Dff VN R Popis Vedlejší náklady Vybudování zařízení staveniště SBR Náklady spojené s vybudováním zařízení staveniště,s vybudováním měřících odběrných míst R Provoz zařízení staveniště SBR Popis Náklady na vybavení objektu staveniště.náklady na energie spotřebované dodavetelem náklad na úklid saveniště v prostorách zařízení stavniště,náklady na údržbu stavenistě R Odstranění staveniště
17 Popis Odstranění zařízení staveniště,odpojení přípojek energií pro zařízení staveniště úprava povrchů po opstranění staveniště a úklid ploch Celkem VN Vedlejší náklady D9L ON Ostatní náklady SBR R Rozpočtová rezerva (10% z nákladů stavby) Ceklem ON Ostatní náklady 4 000
18 Stavba : Objekt: Rozpočet: 'v;'.'.'v* ZŠ, SPC A školní družina - oprava fasády staré školy-etapa 1 List č. Stavební řešení,\ s\i 'rr\ Poicžkc t v y ;\j/. "ov Stavba: Zš, SPC A Školní družina - oprava fasády staré školy-etapa 1 Objekt: Rozpočet: Stavební řešení Projektant: Qatrosystem, spol. s r.o., kyjovská 3578, Havlíčkův Brod, IČ: Objednat!: Kraj Vysočina,Žižkova 57/1882,58733 Jihlava,IČ : Zhotovitel: ccny : C! I Kí-M HSV ,00 PSV ,00 MON 1 904,00 Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem : ,00 Základ pro DPH Základ pro DPH 15% 21% ,00 Za objednatele : Datum : Podpis : Za zhotovitele : Datum: Podpis: i H 'TV J ^ > \ i sívoi. s r.'y^ ' ;><>() i) í í bvlíckíív Hrocl DIČ: GZUÍOOBGíw tel.: /0-3, fox:í> y
19 KRYCÍ LIST ROZPOČTU (Objekt: Název objektu: JKSO : Stavba: Název stavby: SKP : ZS t SP&a SĎ^Q^mmďasácíy-staťáMQi^E^^Á / Projektant: Počet měrných jednotek: 0 Objednatel: Kra] Vysočina Náklady na MJ 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel projektu : Zhotovitel: QATROSYSTEM, spol. s r.o. ÍOZPOČTO ř É NÁKLAt )Y R Dzpočtové náklady li. a III. hlavy Dodávka celkem 0 Z Montáž celkem R HSV celkem N PSV celkem ZRN celkem Vedlejší rozpočtové náklady HZS 0 RN!í.a III,hlavy Ostatní VRN 0 ZRhRVRN-i-HZS VRN celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Datum : Jméno: Datum: Podpis: Ing, D, Čapek Jméno: Datum : Podpis: 'Y ( y\í"ro/ ; V l 3T ;iví (. s r.o? V" ( Kyjovolu 3.')/8!>80 01 } čkíiv nrod ) W. v>/~ 10 s tel.: , fax:5ej , IZáklad pro DPH 0 % činí: 0,00 Kč Základ pro DPH 15 % činí: 0,00 Kč DPH 15 % činí: 0,00 Kč Základ pro DPH 21 % činí: ,49 Kč DPH 21 % činí: ,00 Kč icewa ZA OBJEKT CELKEM Poznámka: ,00 Kč Strana 1
20 POPIS A VÝKAZ VÝMĚR OCENĚNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Tento položkový rozpočet je součástí PD pro stavební řízení a pro provedení stavby " ZŠ, SPC a Školní družina Havlíčkův Brod - OPRAVA FASÁDY STARÉ ŠKOLY " byl na základě požadavku objednatele Kraj Vysočina rozdělen do dvou prováděcích časově oddělených etap. A) ETAPA č. 1 Výměna a repase VO, vnitřní úpravy spojené s výměnou VO a maiby vnitřní, osazení střešního výlezu a s tím spojená úprava střešní krytiny, doplnění hřebenáčů, oprava komínové lávky, oprava venkovní kanalizace B) ETAPA č. 2 Oprava fasády a kamen, soklu, oprava venkovního schodiště, okapové chodníky Níže uvedená textová část položkového rozpočtu zůstává společná pro obé prováděcí etapy. V Havlíčkově Brodě, dne Plocha fasády Pohled JV plocha 2 štítů nad střešní římsou není součástí rozpočtu, oprava byla již provedena čelní pohled délka 19,7 x výška k okapu střešních říms od kamen, soklu (10,54+ sokl. římsa 0,25) = = 19,7x10,79 = 212,56 rn2 odskoky v kotech ve střední části průčelí délka 0,3 x výška 10,79 = 3,24 m2 2 kouty = 6,48 m2 délka (0,4-0,3) x výška 4,5 = 0,45 m kouty = 0,90 m2 odpočet ploch snížené části ve střední části průčelí - neodpočteno ponecháno jako rezerva na opravu plochy fasády nad střechou ve střední části. boky fasády nad střechou ve střední části průčelí délka 3 m x výška prům 1 m = 3 m boky = 6 m2 plocha stěn zádveří v 1.NP Čelní pohled délka 7,55 x v. 4,1 = 30,96 m2 boční stěny v zádveří délka 1,85x v.4,1 = 7,59 m ks = 15,18 m2 vnitřní strana čelní stěny zádveří d.7,55 x v. 4,1 = 30,96 m2 plocha stropu zádveří d.7,55 x š.1,85 = 13,97 m2 plocha stěn lodžie ve 2.NP čelní pohled déíka 7,60 x v. 4,05 = 30,78 m2 boční stěny v lodžii délka 1,9 xv.4,05 = 7,70 m ks = 15,40 m2 vnitřní strana čelní stěny v lodžii d. 7,6 x v. 4,05 = 30,78 m2 plocha stropu v lodžii ve 2.NP d.7,6 x š.1,9 = 14,44 m2 odpočet VO a otvorů v JV pohledu okno v zádveří 1.NP dveře v zádveří 1.NP okno v lodžii v 2.NP dveře v lodžii ve 2.NP okno v 2.NP okno v 1.NP otvor (průhled) v 1.NP otvor (průchod) v 1.NP otvor (průhled) v 2.NP přípočet plochy oblouků nad okny plocha ostění a nadpraží VO a otvorů okno v zádveří 1.NP 1,15x2,10 = 2,42 m ks = 4,84 m2 1,45x3,05 = 4,42 rn ks = 4,42 m2 1,40x2,50 = 3,50 m ks = 7,00 m2 1,60x3,35 = 5,36 m ks = 5,36 m2 1,20x2,25 = 2,70 m ks = 5,40 m2 1,15x2,10 = 2,42 m ks = 4,84 m2 1,75x2,45 = 4,29 m ks x 2 strany = 17,16 m2 1,80x3,30 = 5,94 m ks x 2 strany = 11,88 m2 1,60x2,65 = 4,08 m ks x 2 strany = 24,48 m2 cca 6,00 m2 1,15x2,10 (1,15+2x2,10) x 0,15 = 0, ks = 1,60 m2 Strana 2
21 dveře v zadven 1.NK okno v lodžii v 2.NP dveře v lodžii ve 2.NP okno v 2.NP okno v 1.NP otvor (průhled) v 1.NP otvor (průchod) v 1.NP otvor (průhled) v 2.NP Plocha parapetů VO okno v zádveří 1.NP dveře v zádveří 1.NP okno v lodžii v 2.NP dveře v lodžii ve 2.NP okno v 2.NP okno v l.np t,45x3,us (1,45+2x3,(Jb)xu,15= 1,13 kamen, ostem 1,40x2,50 (1,40+2x2,50) x 0,15 = 0, ks = 1,92 m2 1,60x3,35 (1,60+2x3,35) x 0,15= 1,25 1 ks = 1,25 m2 1,20x2,25 (1,20+2x2,25) x 0,20 = 1,14 2 ks = 2,28 m2 1,15x2,10 (1,15+2x2,10) x 0,20= 1,07 2 ks = 2,14 m2 1,75x2,45 (1,75+2x2,45) x š.0,50 = 3, ks = 6,66 m2 1,80x3,30 (1,80+2x3,30) x š.0,50 = 4,20,. 1 ks = 4,20 m2 1,60x2,65 (1,60+2x2,55) x š. 0,50 = 3, ks = 10,05 m2 1,15x2,10 1,15x0,20 = 0, ks = 0,46 m2 1,45x3,05 kamen, ostěnl 1,40x2,50 1,40x0,20= 0, ks = 0,56 m2 1,60x3,35 1,20x2,25 1,20 x 0,30 = 0,36 2 ks = 0,72 m2 1,15x2,10 1,15 x 0,30 = 0,35 2 ks = 0,70 m2 Plocha fasádní úpravy parapetních ploch průhledů otvor (průhled) v 1.NP 1,75x2,45 1,75xš.0,60= 1, ks = 2,10m2 otvor (průchod) v 1.NP otvor (průhled) v 2.NP 1,60x2,55 1,60 x š. 0,60 = 0, ks = 2,88 m2 Celkem fasádní plocha stěny 380,00 + stropy 28,41 - VO 31,86 - otvory 47,52 + * ostění a nadpraží 30,10 + pí. parapetů Vo 2, plocha fasády par. průhledů 4,98 = 366,55 m2 Kamen, ostění dveří v zádveří v 1.NP dveře 1,45x3,05 (1,45+2x3,05) x š. (2x0,25+0,40) vnitřní a venk. plocha = = 6,80 m2 Pohled JZ plocha 1 štítu nad střešní římsou není součástí rozpočtu, oprava byla již provedena čelní pohled déika 20,70 x výška od kamen, soklu po okap střešních říms 10,79 = 223,35 m2 odpočet střechy zasahující do pohledu d.6,00 m x v. 1 m 12 = -3 m2 přípočet 2 koutů fas. 0,45x10,79 = 4,86 rn ks = 9,72 m2 přípočet stran bočních nižší části délka (2,45+2,45) x v.8,5 = 41,65 m strany = 83,30 m2 přípočet stran boků předsazené střední vyšší části délky 1,50 m x výška 10,79 = =16,185 m strany = 32,37 m2 přípočet stěn 2 ks drážek pro svodové trubky v nižší části 2 x 0,15 x v. 8,5 = 2,55 m ks = 5,10 m2 odpočet VO na JZ pohledu okno v 2.NP 1,20x2,25 = 2,70 m ks = 10,80 m2 okno v 2.NP 1,00x2,00 = 2,00 m ks = 10,00 m2 okno v 1.NP 1,15x2,10 = 2,42 m2...4ks= 9,68 m2 oknoví.np 1,30x2,55 = 3,31 m ks = 16,55 m2 přípočet plochy fas k oblouk oknům 2,00 m2 plocha ostění a nadpraží VO okno v 2.NP 1,20x2,25 okno v 2.NP 1,00x2,00 okno v 1.NP 1,15x2,10 okno v 1.NP 1,30x2,55 plocha parapetů VO okno v 2.NP 1,20x2,25 okno v 2.NP 1,00x2,00 okno v 1.NP 1,15x2,10 okno v 1.NP 1,30x2,55 (1,20+2x2,25) x 0,20= 1,08 m ks = 4,32 m2 (1,00+2x2,00) x 0,20 = 1,00 m ks = 5,00 rn2 (1,15+2x2,10) x 0,20= 1,07 m ks = 4,28 m2 (1,30+2x2,55) x 0,20 = 1,28 m ks = 6,40 m2 1,20 x 0,30 = 0,36 m ks = 1,44 m2 1,00 x 0,30 = 0,30 m ks = 1,50 m2 1,15x0,30 = 0,35 m ks = 1,40 m2 1,30 x 0,30 = 0,40 m ks = 2,00 m2 Celkem fasádní plochy stěny 350,84 - VO 45,03 + ostění a nadpr parap. 6,34 = = 332,15 m2 Pohled SZ Strana 3
22 čelní plocha délka 19,70 m xvýška od kamen, soklu po okap. střešních říms 10,79 m = = 212,63 m2 odpočet plochy fasády ve vnitřním prostoru proskleného spojovacího krčku délka 11,5 x výška 7,2 + 11,5 x (8,2-7,2)/2-3x3,4 = 82,8+5,75-10,2 = -78,35 m2 odpočet VO na SZ pohledu není, okna a dveře jsou umístěny v opravené ploše fasády uvnitř spojovacího krčku plocha ostění a nadpraží VO není, okna a dveře jsou umístěny v opravené ploše fasády uvnitř spojovacího krčku plocha parapetů VO není, okna jsou umístěna v opravené ploše íasýdy uvnitř spojovacího krčku Celkem fasádní plocha stěny 212,63 m2-78,35 m2 odpočet opravené fasády uvnitř, krčku = = 134,28 m2 Plocha SV plocha 1 ks štítu nad střešní římsou není součástí rozpočtu, oprava byla již provedena čelní pohled délka 20,70 m x výška od kamen, soklu po okap střešních říms 10,79 m = = 223,53 m2 přípočet stran boků předsazené střední části délky 1,50 m x výška 10,79 = =16,185 m strany = 32,37 m2 odpočet VO na SV pohledu oknov2.np 1,20x2,25 = 2,70 m ks = 16,20 m2 okno v 1.NP 1,15x2,10 = 2,42 m ks = 14,52 m2 plocha ostění a nadpraží VO okno v 2.NP 1,20x2,25 (1,20+2x2,25) x 0,20 = 1,08 m ks = 6,48 m2 okno v 1.NP 1,15x2,10 (1,15+2x2,10) x 0,20= 1,07 m ks = 6,42 m2 plocha parapetů VO okno v 2.NP 1,20x2,25 1,20x0,30 = 0,36 m ks = 2,16 m2 oknoví.np 1,15x2,10 1,15x0,30 = 0,35 m ks = 2,10 m2 Celkem fasádní plochy stěny 255,90 - VO 30,72 + ostění a nadpr.12,90 + parap. 4,26 = = 242,34 m2 Plocha fasády kolem venkovního sklepního schodiště do 1.PP (kotelna) délka 1,2 x v. 3 + c5.1,6 x v.3 x 2 strany + d. 5,2 x v.3/2 x 2 strany - - dveře 1,45x2 + ostění a nadpr. dveří (1,45+2+2)x0, okna jsou ve výpočtu zanedbána = 3,6+9,6+15,6-2,9+2,45 = 28,35 m2 Součet ploch pohledu JV + JZ + SZ + SV Celkem fasádní plocha 1-2.NP stěny 338,14 + stropy 28,41+332,15+134,28+242,34 = = stěny 1.046,91 + stropy v lodžiích 28,41 = celkem 1.075,32 m2 Celkem plocha vodorovných a šikmých ploch fírns určených k oplech z horní strany 30,51 m2 Celkem plocha ve 3.NP spojená s výměnou VO a klemp. pracemi 6 m2 Celkem fasádní plocha schod, do 1.PP 28,35 m2 Kamen, ostění dveří v zádveří v 1.NP 6,80 rn2 Celkem plocha VO 1-2.NP 31,86+45,03+30,72 = 107,61 m2 Celkem plocha VO 3.NP 1,65 m2 Celkem plocha VO 1.PP 2,90 m2 112,16 m2 Strana 4
23 Lešení SV pohled délka lešení {7,05+1,5+6,6+1,5+7,05+4x1,5 rohy - 2x1,5 kouty) x výška (10,54+ soki. římsa 0, rn nad střešní římsu + sokl prům výška 0,8) = 26,7x12,54 = 334,82 m2 JV pohled délka lešení (19,7+0,5+0,5) x výška (10,64+sokl. římsa 0,2 + 1 m zábradlí nad střešní římsu + + sokl 1,4) = 20,7x13,14 = 272 m2 přípočet pro opravu omítky po vým. oken ve štítech 3.NP (půd. prostoru) délka lešení 6 rn x výška 2 m x 2 strany = 24 m2 přípočet lešení v lodžiích délka 7,5 x 2 podlaží x výška 4 m = 60 m2 JZ pohled délka lešení (7,05+1,5+6,6+1,5+7,05+4x1,5 rohy - 2x1,5 kouty) x výška (10,54+ soki. římsa 0, m nad střešní římsu + sokl prům výška 0,8) = 26,7x12,54 = 334,82 rr>2 přípočet střední části z boků délka (4,2x2 + 2 rohy 1,5) x výška (8,2+ sokl. římsa 0,2 + 1 m nad střešní římsu + + sokl prům. výška 1,2) = 11,4x10,6 = 120,84 m2 SZ pohled délka lešení 19,70 x výška (10,54+ sokl. římsa 0,2 + 1 m zábradlí nad střešní římsu + sokl 0,2) = = 19,7x11,94 = 235,21 m2 odpočet části fasády zakryté spoj. krčkem délka 11,65 x prům výška 7,7 m - 3,2x3,5 = 89,71-11,2 = -78,51 m2 Celková plocha lešení 334, ,82+120,84+235,21-78,51 = 1.303,20 m2 Strana 5
24 Stavba! fzs, SPC a SD - Oprava fasády staré školy -ETÁ \PA 1 Objekt: ZŠ, SPC a SD, U Trojice 2104, Havl. Brod REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 61 Úpravy povrchů vnilřní Výplně otvorů Trubní vedení - venkovní kanalizace Lešení a stavební výtahy Dokončovací kce na pozem.stav Bourání konstrukcí Prorážení otvorů Staveništni přesun hmot Konstrukce tesařské Konstrukce klempířské Krytiny tvrdé Konstrukce truhlářské Konstrukce zámečnické Nátěry Malby M21 Elektromontáže I CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč 0 0 CELKEM VRN 0 Strana 1
Smlouva o dílo č. 1RB/2011
Smlouva o dílo č. 1RB/2011 Zhotovitel:. IČO :. DIČ :. Zástupce ve věcech smluvních:. Zástupce ve věcech technických: Bankovní spojení : I. Smluvní strany Objednatel :STAVEBNINY STUPKA s.r.o. IČO : 47455012
Smlouva o dílo. Uzavřená podle ustanovení 536 a následujících, zákona č.513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění předpisů (dále jen obchodní zákoník)
KUJIP014YQJG Smlouva o dílo Uzavřená podle ustanovení 536 a následujících, zákona č.513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění předpisů (dále jen obchodní zákoník) 1. Smluvní strany Objednatel: se sídlem:
SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 536 a následujících, Obchodního zákoníku ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy. Článek I.
SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 536 a následujících, Obchodního zákoníku ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy Článek I. Smluvní strany Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové
SMLOUVA O DÍLO. Článek I. Smluvní strany. uzavřená dle 536 a následujících, Obchodního zákoníku ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy
SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 536 a následujících, Obchodního zákoníku ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové Článek I. Smluvní strany
KUJIP014W8LE É INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM 1 EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ Kraj vysocma S m l o u v a o d í l o uzavřená podle 536 a násl. zákona 5.513/1991 Sb.,

References: Zákona č. 89
 zákona č. 235
 čl. 2
 čl. 2
 zákona č. 235
 zákona č. 137
 zákona č.513
 zákona č.513