Source: https://bauleiterschulung.de/seminare/vobb-vertiefungsseminare/++/t/1591826400/
Timestamp: 2020-03-30 10:29:55+00:00

Document:
Vergütung und Nachträge nach VOB/B und BGB (Berlin) - VOB/B-Vertiefungsseminare - Seminare - bauleiterschulung.de
nach VOB/B und BGB (Berlin)
download PDF (584 kB)
Es gibt kaum ein Thema, über das so viel gestritten wird wie über Nachträge am Bau. Eine Hauptursache dafür ist, dass Bauvorhaben nicht vor ihrem Beginn zu Ende geplant, sondern endgültige Planungsentscheidungen erst im Bauverlauf getroffen werden. Häufig beruhen Leistungsbeschreibungen auf Standardtexten oder sind unklar bzw. widersprüchlich. Auch das führt zu Streit über die Frage, welche Leistungen bereits nach dem Vertrag geschuldet sind und wofür eine geänderte oder zusätzliche Vergütung geschuldet ist.
Unternehmer erkennen Nachträge oft zu spät bzw. verkennen die rechtlichen Voraussetzungen für Nachtragsansprüche. Deshalb werden auch der notwendige Schriftverkehr und die Dokumentation häufig vernachlässigt.
In dem Seminar geht es deshalb im Kern um die Frage, welche prinzipiellen Möglichkeiten es gibt, das Bausoll und die dafür geschuldete Vergütung zu vereinbaren (Vertragstypen) und welche Risiken damit verbunden sind. Schließlich werden die Teilnehmer anhand praktischer Beispiele durch alle Nachtragsvorschriften der VOB/B und des BGB geführt. Dabei werden die Unterschiede herausgearbeitet und erläutert, wann welche Vorschriften gelten.
Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmern fundierte Kenntnisse über alle relevanten Vergütungs- und Nachtragsfragen zu vermitteln.
Überblick zu den Nachtrags- und Preisanpassungsbestimmungen der VOB/B und des BGB
Geänderte und zusätzliche Leistungen (§ 2 Abs. 5 und 6 VOB/B/§§ 650b und c BGB)
Leistungen ohne Anordnung/eigenmächtige Leistungen (§ 2 Abs. 8 VOB/B/§ 313 BGB)
Mengenänderungen wegen falscher Mengenangaben im Leistungsverzeichnis (§ 2 Abs. 3 und 7 VOB/B)
Kündigungen des Bauvertrages (§§ 8 und 9 VOB/B)
Vertragstypen und Risikozuweisung beim
Die Zentrale Bedeutung der Auslegung des Vertrages
Auslegung des Vertrages als sinnvolles Ganzes
Grundsatz des Vorrangs der spezielleren Regelung
Widerspruch zwischen Text und Planung
Wirksamkeit von Rangfolgeregelungen im Vertrag
Risikoverlagerung durch AGB des Auftraggebers?
Verhalten in Konfliktsituationen im Angebotsstadium und in der Bauphase
Die Nachtragsvorschriften der VOB/B
Einseitige Anordnungsrechte des AG
nach § 1 Abs. 4 Satz 1 VOB/B (erforderliche Zusatzleistung)
nach § 1 Abs. 3 VOB/B (Änderungen des Bauentwurfs)
§ 2 Abs. 5 VOB/B (Änderungsleistung)
§ 2 Abs. 6 VOB/B (Zusatzleistung)
Die Nachtragsansprüche der Höhe nach
Vergütungsansprüche unter analoger Fortschreibung der Auftragskalkulation
Voraussetzung einer prüfbaren Berechnung
Die Nachtragsvorschriften im BGB
Das “Änderungsbegehren” des AG/Verpflichtung des AN zur Erstellung eines Nachtragsangebotes (§ 650b BGB)
Herbeiführung des Einvernehmens über die Änderung und die Vergütungsanpassung
Anordnungsrecht erst nach 30 Tagen
Vergütungsanpassung nach § 650c BGB entweder nach erforderlichen Kosten oder einer hinterlegten Auftragskalkulation/Berechnungsbeispiele
Die 80 %-Regelung in § 650c Abs. 3 BGB
Das einstweilige Verfügungsverfahren nach § 650d BGB
Was gilt wann: Nachträge nach VOB/B oder BGB?
Die VOB/B als Allgemeine Geschäftsbedingung
Vereinbarung der VOB/B “im Ganzen”
Möglichkeiten für Auftraggeber und Auftragnehmer
Probleme in “gestuften” Vertragsverhältnissen
Geschäftsführer, Bau- und Projektleiter, Architekten, Bauingenieure, kaufmännisches personal von Auftraggebern und Mitarbeiter aus dem Bereich Angebotsbearbeitung und Kalkulation
Als Offene Schulung in Berlin
Die Teilnehmer erhalten Schemata und Übersichten sowie das Handbuch ›VOB für Bauleiter‹. Das Buch enthält eine umfangreiche Sammlung von Musterbriefen nach jedem Kapitel sowie den Text der VOB/B und weitere wichtige Gesetze als Anhang.

References: § 1
 § 1

§ 2

§ 2
 § 650
 § 650
 § 650