Source: http://www.caesicilia.it/il-consorzio/il-regolamento.html
Timestamp: 2019-11-14 19:23:24+00:00

Document:
C.A.E.S. - Il Regolamento
NATURA ED EFFICACIA DELL’ASSEGNAZIONE
Il Consorzio ha per oggetto l’assunzione, in nome proprio e per conto delle imprese socie consorziate, di lavori banditi da persone fisiche, amministrazioni statali, parastatali, persone giuridiche pubbliche e private, enti pubblici e privati assegnandoli per l’esecuzione alla/e impresa/e socia/e designata/e alle stesse condizioni contrattuali alle quali sono stati acquisiti dalla committenza trattenendo il contributo consortile.
L’assegnazione ha per oggetto le opere e prestazioni disciplinate dal contratto assunto dal Consorzio ed ha con quello un rapporto di stretta dipendenza. Essa, pertanto, deve essere interpretata e, ove necessario, integrata in relazione a quanto stabilito nel contratto stesso e dalle norme e/o dai documenti in questo recepiti.
L’impresa socia esecutrice, all’atto dell’assegnazione, a norma di Statuto nonché del presente regolamento, regolarmente approvato dall’assemblea dei Soci del Consorzio, assume, oltre alla responsabilità economica del contratto, ogni obbligo, onere e responsabilità per l’esecuzione dei lavori, conformemente alla disciplina contrattuale intervenuta con la Committenza nonché ogni responsabilità per danni nei confronti della committenza o di terzi, a norma di legge, manlevandone espressamente il consorzio.
In particolare pertanto:
L’impresa assegnataria, in forza del vincolo nascente dall'adesione della stessa al CAES, accetta e si impegna ad eseguire i lavori affidati a sua esclusiva cura e spese approntando le maestranze ed ogni mezzo necessario per l'esecuzione degli stessi, assumendo in proprio ed esclusivamente ogni rischio, essendo ad essa trasferiti gli oneri, gli obblighi e i diritti derivanti dal contratto di appalto sottoscritto dal CAES.
Art. 2 – Disciplina del rapporto
L’impresa consorziata di sua volontà o per tramite segnalazione dell’ufficio gare del CAES manifesta il proprio interesse ad essere indicata nella gara a cui partecipa il Consorzio ed una volta inviati i documenti necessari per il completamento dell’offerta si assume ogni e qualsiasi responsabilità solidalmente con il Consorzio. Ad appalto aggiudicato, nel caso di rifiuto dell’affidamento, il C.d.A. del CAES, non solo gli addebiterà tutti i costi, spese e danni sostenuti,potrà inoltre procedere all’esclusione dalla compagine consortile trattenendosi le relative quote versate consistenti nel capitale sociale.
L’impresa assegnataria, quindi, con la partecipazione alla gara d'appalto è consapevole di ben conoscere la natura dell’appalto, i patti, gli obblighi e le condizioni sia tecniche che amministrative inerente all'esecuzione dell'opera e contenuti negli elaborati di progetto, ancorché non allegati, ed accetta tutte le prescrizioni dello stesso, nonché quelle contenute nel Capitolato Speciale di Appalto e/o del Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed eventuali disciplinari allegati al progetto, nonché quelle previste nella legislazione vigente in materia; tutti documenti del cui contenuto l’impresa assegnataria si dichiara pienamente edotta, dichiarando di averne il possesso senza poterne, quindi, addurne ignoranza.
L’impresa assegnataria si impegna, altresì, ad eseguire l'opera alle condizioni economiche e nei tempi previsti, definiti in sede di aggiudicazione, dichiarando di avere giudicato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi.
Art. 3 – Sistema Qualità
All’atto dell’affidamento dei lavori l’impresa assegnataria dichiara il possesso o meno della certificazione ai sensi della Norma UNI EN ISO 9000: 2000. Nel caso in cui Essa risulti già certificata dovrà esibire una copia delle procedure e della modulistica che utilizza per la gestione del cantiere al fine di consentire la verifica che tali documenti possono ritenersi conformi ai criteri previsti nel S.Q. del CAES. Contrariamente o nel caso che Essa non sia certificata, riceverà tutte le procedure e la relativa modulistica previste dal Sistema Qualità Aziendale del CAES inerenti la gestione dei cantiere, a cui dovrà riferirsi scrupolosamente nella conduzione di tutte le fasi operative impegnandosi a rispettarle, adottarle e mantenerle per tutta la durata del rapporto.
Art. 4 – Presa visione dei luoghi
L’impresa assegnataria con la partecipazione alla gara d'appalto dichiara, altresì, di aver già preso visione dei luoghi ove dovranno eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali e di possedere le attrezzature ed i mezzi finanziari necessari per la esecuzione delle opere.
Art. 5 – Rapporti con la Committenza
Il titolare dell’appalto rimane il CAES e, quindi, i rapporti con la Stazione Appaltante, in virtù del vincolo contrattuale, sono di esclusiva pertinenza dello stesso. L’impresa assegnataria dovrà, quindi, senza mai entrare nel merito del rapporto contrattuale, limitarsi esclusivamente ad intrattenere i rapporti di cantiere al fine di recepirne scrupolosamente le eventuali disposizioni, non sussistendo alcun vincolo diretto fra la stessa ed il Committente.
Pertanto, ogni segnalazione e/o richiesta da parte dell’impresa assegnataria dovrà essere inoltrata al CAES, il quale, dopo attenta valutazione, provvede ad intervenire con la Committenza.
Art. 5 – Piano della Qualità
Con l’accettazione dell’affidamento dei lavori l’impresa assegnataria si impegna a rispettare il Piano della Qualità, che la stessa redigerà nella revisione “0”, che dopo essere stato verificato ed approvato dal CAES configurerà le modalità di programmazione, pianificazione ed organizzazione del cantiere.
L’impresa assegnataria si obbliga a provvedere alla redazione delle revisioni successive del Piano della Qualità, nel caso in cui intervenissero delle variazioni, che a sua volta, dovrà essere verificato ed approvato dal CAES.
Art. 6 – Termini di esecuzione
Il CAES, ricevuta la convocazione da parte del Direttore dei Lavori ne dà tempestiva comunicazione all’impresa assegnataria, la quale provvede, entro il giorno precedente a quello fissato per la consegna, a formalizzare la denuncia del cantiere per l’apertura delle posizioni assicurative e contributive. La stessa, nel giorno fissato per la consegna parteciperà, assieme al CAES, alle operazioni necessarie per la sottoscrizione dell’apposito verbale di consegna dei lavori e, conseguentemente, sarà obbligata ad intraprendere i lavori nel termine perentorio di giorni due dalla data del predetto verbale.
L’impresa assegnataria dovrà consegnare al CAES, nel momento stesso dell'inizio dei lavori, una copia delle chiavi che permettono l'accesso al cantiere per consentire ai dirigenti ed ai tecnici del CAES di accedere in qualunque momento all'interno dello stesso.
L’impresa assegnataria si obbliga a completare l’opera nei termini contrattualmente previsti dal contratto d’appalto nonché degli allegati e secondo il programma lavori dalla stessa redatto e allegato al Piano della Qualità, eseguendo le opere conformemente agli elaborati e/o disegni esecutivi forniti, attenendosi alle disposizioni del Direttore dei Lavori e dell’Ufficio Tecnico del CAES e, comunque, a perfetta regola d'arte e secondo le istruzioni operative indicate nel predetto Piano della Qualità.
I lavori non potranno essere sospesi per alcun motivo salvo che per disposizione del Direzione Lavori o del CAES.
Nel caso in cui i lavori si protraggano oltre i tempi contrattualmente previsti per inadempienza imputabile all’impresa assegnataria comportando, quindi, l’applicazione della penale prevista dal contratto d’appalto e dai relativi allegati il CAES applicherà la propria percentuale consortile di cui al successivo art. 18 sull’importo complessivo dei lavori scaturente dallo stato finale al lordo della penale stessa.
Per l’esecuzione dei lavori, l’impresa assegnataria nominerà un Direttore Tecnico di Cantiere, un Responsabile per il rispetto delle misure di sicurezza ed un Responsabile di Cantiere. Dette figure dovranno essere in possesso dei requisiti tecnici e morali per lo svolgimento delle proprie mansioni, dovranno garantire la necessaria presenza in cantiere in relazione alle necessità scaturenti dallo svolgimento dell’incarico affidato. Gli stessi potranno, indifferentemente, essere legati all’impresa assegnataria da rapporto di lavoro subordinato o da rapporto di lavoro autonomo.
Nel caso si rendesse necessario affidare l’incarico della redazione di perizie geologiche, di calcoli strutturali o di altri elaborati richiesti dal CAES, l’impresa assegnataria, prima di procedere all’affidamento, dovrà comunicare il nominativo del professionista prescelto e, in ipotesi di mancato gradimento, dovrà sottoporre al CAES medesimo altro nominativo.
Nell’eventualità che l’impresa assegnataria non provveda ad affidare i suddetti incarichi o a nominare le figure responsabili di cantiere, il CAES procederà d’ufficio a conferire gli incarichi necessari a professionisti di suo gradimento, il cui onorario resterà, comunque, ad esclusivo carico dell’impresa assegnataria.
Tutte le maestranze utilizzate per lo svolgimento dei lavori dovranno essere in regola con le vigenti disposizioni di legge sul collocamento obbligatorio e tutti i rapporti di lavoro dovranno svolgersi nel rispetto della normativa previdenziale assicurativa ed antinfortunistica, dotando i lavoratori di tutti i mezzi individuali di protezione idonei in relazione alle mansioni da svolgere.
Art. 8 – Oneri del Direttore di Cantiere
Il Direttore di Cantiere, nominato dall’impresa assegnataria, dovrà far rispettare il Piano della Qualità approvato. Avrà il compito, oltre a quanto previsto nelle procedure, di produrre e trasmettere al CAES, in ipotesi di rallentamento delle fasi lavorative e/o di mancato rispetto del suddetto programma, idonea relazione sulle cause che non consentano il previsto andamento dei lavori e le azioni correttive da promuovere per recuperare l’eventuale ritardo accumulato.
Il Direttore di Cantiere potrà assumere anche il ruolo di Responsabile della Sicurezza nell’ipotesi in cui sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento di tale incarico.
Nel caso in cui il Direttore di Cantiere nominato, durante il corso dei lavori, decida di dimettersi dall’incarico, l’impresa assegnataria si obbliga a comunicare dette dimissioni al CAES ed a provvedere, entro il termine di dieci giorni, a nominare un Direttore di Cantiere in sostituzione del dimissionario. Trascorso infruttuosamente tale termine il CAES ha la facoltà di nominare direttamente detta figura, addebitando all’impresa assegnataria i costi delle prestazioni professionali rese dal tecnico.
Art. 9 – Oneri del Responsabile della Sicurezza
Il Responsabile della Sicurezza dovrà far rispettare il Piano Operativo della Sicurezza (POS), predisposto dall’assegnataria nella fase preliminare dell’affidamento e dallo stesso sottoscritto e trasmesso dall’assegnataria al CAES.
Il nominato Responsabile della Sicurezza sarà, conformemente a quanto stabilito dalla vigente normativa, direttamente responsabile del rispetto della normativa per la prevenzione degli infortuni e di quanto altro di sua competenza. Nessuna responsabilità al riguardo potrà essere posta a carico dei tecnici del Consorzio che eventualmente dovessero prestare, secondo quanto previsto dallo statuto del CAES, la propria assistenza all’impresa assegnataria, restando, in ogni caso, estranei all'organizzazione del cantiere.
Nel caso di dimissioni dello stesso, durante il corso dei lavori, varrà quanto previsto dal precedente art. 8 per il Direttore Tecnico di cantiere.
Art. 10 – Subappalto
L’impresa assegnataria, se non espressamente autorizzate dal CAES, non potrà in nessun caso cedere o comunque affidare, neanche a cottimo, a terzi l’esecuzione, seppure parziale, di opere principali o complementari dell'appalto.
In ipotesi di autorizzazione del CAES all’affidamento di una parte dei lavori in subappalto, l’impresa assegnataria si obbliga –a pena di revoca della concessa autorizzazione– a sottoscrivere con il sub-appaltatore un contratto secondo lo schema che potrà essere fornito dallo stesso CAES.
L’impresa assegnataria si impegna, inoltre, a trasmettere al CAES la denuncia di nuovo lavoro e, mensilmente, oltre alla copia dei versamenti contributivi effettuati dal subappaltatore relativamente alle posizioni INPS, INAIL e CASSA EDILE (ove prevista), anche copia del DURC relativamente al SAL emesso, nonché per ogni singolo SAL, dettagliata contabilità relativa al rapporto con il subappaltatore dallo stesso controfirmata.
Relativamente ai pagamenti in favore del subappaltatore si richiama la determina n. 7 del 28.04.04 dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici che ha chiarito definitivamente l’obbligo di trasmettere alle Stazioni Appaltanti le fatture quietanzate da parte del subappaltatore. Conseguentemente l’impresa assegnataria è obbligata a trasmettere al CAES copia delle fatture quietanzate che verranno di fatto inviate da quest’ultimo alla Stazione Appaltante.
Ad ultimazione dei lavori di subappalto –il cui valore non potrà in ogni caso superare l’importo autorizzato– il CAES, prima di procedere al pagamento dell’ultima rata dei lavori oggetto del subappalto in favore dell’impresa assegnataria, dovrà ricevere da quest’ultima copia del DURC del subappaltatore, con l’indicazione dell’incidenza che su tali lavori avrà avuto la mano d’opera.
A seguito del verificarsi della superiore condizione, l’impresa assegnataria dovrà corrispondere al subappaltatore quanto allo stesso dovuto a titolo di ultima rata dei lavori, richiedendo allo stesso la sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria, che dovrà essere inviata in copia al CAES.
Art. 11 – Prevenzione degli infortuni
L’impresa assegnataria si impegna a rispettare integralmente le vigenti disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro subordinato nei rapporti con le maestranze che saranno impiegate per la realizzazione delle opere. Il CAES sarà, pertanto, tenuto indenne e sollevato da ogni responsabilità civile e/o penale per ogni conseguenza dannosa che dovesse verificarsi a carico di lavoratori e/o di terzi a causa del mancato rispetto delle norme suddette, in quanto l'organizzazione del cantiere delle maestranze e dei mezzi d'opera, anche per quanto riguarda il rapporto di cui all'art.22 della legge n° 646/1982 e successive modifiche ed integrazioni, resta ad esclusivo carico dell’impresa assegnataria.
Art. 12 – Lavori non previsti
L’impresa assegnataria non dovrà procedere in nessun caso alla realizzazione di opere non previste in progetto, salvo che l’esecuzione delle stesse non sia richiesta in un ordine di servizio scritto dalla Direzione dei Lavori, controfirmato per accettazione anche dal CAES.
Conseguentemente, l’impresa assegnataria, nel caso in cui provveda ad eseguire lavori extra-contratto senza aver previamente ricevuto la comunicazione indicata nel comma precedente, non potranno pretendere nulla dal CAES a titolo di corrispettivo per tali lavori.
Art. 13 – Comunicazioni dell’impresa assegnataria
L’impresa assegnataria si obbliga a comunicare tempestivamente al CAES:
a) l'insorgere di inconvenienti e difficoltà di ogni genere che impediscano od ostacolino la regolare esecuzione dei lavori;
b) le eventuali cause di ritardo nell'inizio o nell'ultimazione dei lavori ed i relativi piani di recupero del ritardo accumulato;
c) eventuali rilievi e/o addebiti mossi dalla Direzione dei Lavori;
d) eventuali accertamenti da parte dell'Ispettorato del Lavoro o di altri organi competenti in relazione all'attività di cantiere;
e) il verificarsi di infortuni all'interno del cantiere;
f) la notifica di atti giudiziali e/o stragiudiziali o la necessità di agire e/o resistere in giudizio. In tal caso l’impresa assegnataria potrà rivolgersi ad un legale di propria fiducia, a sua esclusiva cure e spese, ma dovrà in ogni caso comunicare al CAES ogni propria determinazione, fornendo allo stesso tutta la necessaria documentazione, onde permettere al CAES di seguire la controversia tramite il proprio ufficio legale.
Art- 14 – Polizza fidejussoria
Per quanto riguarda la cauzione definitiva, l’impresa assegnataria con l’affidamento dei lavori è obbligata a prestare idonea garanzia per la regolare esecuzione dei lavori producendo una cauzione che sarà di pari importo di quella rilasciata dal CAES al Committente.
La predetta cauzione potrà essere costituita tramite fidejussione bancaria o assicurativa (ramo cauzioni) o rilasciata da altri istituti autorizzati ai sensi di legge e regolarmente iscritti al relativo albo all’art. 107 o, in alternativa, con versamento in contanti.
Art. 15 – Registrazione della Qualità
Tutti i documenti di registrazione della qualità dovranno essere conservati in cantiere ed archiviati secondo le indicazioni descritte nelle procedure di riferimento. Gli stessi dovranno essere consegnati in copia prima della liquidazione di ogni rata di acconto relativamente al periodo indicato nello stato di avanzamento dei lavori.
L’impresa assegnataria si obbliga a rendere disponibili tutte le figure responsabili del cantiere e tutti i documenti di registrazione della qualità in occasione delle visite ispettive sia interne, da parte del CAES, che esterne. Nel caso di riscontro di non conformità, l’impresa assegnataria si obbliga ad attivare le azioni correttive necessarie entro il periodo prefissato dimostrandone la dovuta evidenza.
Nell’ipotesi di riscontro di non conformità tale da richiedere per la verifica delle azioni correttive una ulteriore visita ispettiva, i costi derivanti per l’espletamento della stessa saranno addebitati all’impresa assegnataria.
Art. 16 – Modalità di pagamento e saldo
I corrispettivi dell’appalto matureranno con la sottoscrizione degli stati di avanzamento lavori redatti dalla D.L. e saranno liquidati successivamente all’effettivo incasso delle somme da parte del CAES.
Resta inteso che la sottoscrizione da parte del CAES dei SAL è da ritenersi quale tacito assenso alle partite contabilizzate e, pertanto, ogni eventuale contestazione o incongruenza che venisse riscontrata negli atti contabili deve essere segnalata dall’impresa assegnataria ancor prima che lo stesso SAL venga sottoscritto.
In ipotesi di riscontrate incongruenze, l’impresa assegnataria comunicherà la necessità di sottoscrivere gli atti di rito con riserva, impegnandosi entro il termine di giorni sette a trasmettere al CAES le deduzione relative alle riserve. Il CAES, dopo attenta valutazione, provvede in collaborazione dell’impresa assegnataria alla riformulazione e trascrizione negli atti dovuti delle riserve.
L’impresa assegnataria si accolla il rischio e le responsabilità inerenti i mancati e/o ritardati pagamenti da parte della Stazione Appaltante, anche nel caso in cui il pagamento venga effettuato a mezzo di titoli di credito e relativi rinnovi in quanto concordati preventivamente con l’impresa assegnataria stessa, assumendo in ognicaso nei confronti del Consorzio nonché della Stazione Appaltante, la totale responsabilità di dare l’opera ultimata tempestivamente e a regola d’arte.
Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto sarà corrisposto dal CAES all’impresa assegnataria, previa presentazione di regolare fattura, entro dieci giorni dall’avvenuto pagamento da parte della Stazione Appaltante e, comunque, previa verifica della regolarità degli adempimenti contributivi e assicurativi a carico dell’impresa assegnataria e degli eventuali sub-appaltatori e, comunque, previa presentazione del DURC, delle copie assunzioni, LULA, prospetti cassa edile, EMENS, delle buste paga debitamente sottoscritte accompagnate dai documenti comprovanti l’avvenuto pagamento dei salari (es.: bonifici), dei lavoratori sia dell'impresa affidataria che delle eventuali ditte subappaltatrici.
Resta inteso che, assumendo incondizionatamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136 con le modifiche apportate dal Decreto Legge 12/11/2010 n. 187, convertito con modificazioni nella Legge 17/12/2010 n. 217, l’impresa affidataria dovrà comunicare al CAES nella fase di affidamento gli estremi di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati per ciascuna commessa pubblica assegnata all’impresa medesima. Tutti gli incassi nonché tutti i pagamenti, nei termini di cui fa obbligo la suddetta normativa, dovranno essere effettuati dall’impresa affidataria utilizzando i conti correnti dedicati a ciascuna commessa.
Altresì, la rata di saldo, in conformità all’art. 205, comma 2 del D.P.R. 554/99, sarà corrisposta previa richiesta scritta da parte dell’impresa assegnataria corredata dalla necessaria polizza fidejussoria d’importo pari alla stessa rata di saldo. La liquidazione della rata di saldo avverrà con le stesse modalità di cui al paragrafo precedente.
Il costo della polizza della rata di saldo emessa dal CAES a favore del Committente sarà posto a carico dell’impresa assegnataria.
Art. 17 – Ritenuta in garanzia
Sugli importi corrisposti dalla Stazione Appaltante per i lavori man mano eseguiti il CAES opererà una trattenuta del 5,00% a titolo di garanzia per la regolare esecuzione dei lavori già eseguiti.
L’importo complessivamente trattenuto dal CAES per la predetta causale sarà corrisposto all’impresa assegnataria successivamente all’emissione del certificato di collaudo amministrativo provvisorio o, nei casi previsti, dal certificato di regolare esecuzione, sottoscritti dagli Organi competenti, purché sia stato comunque disposto lo svincolo delle polizze fideiussorie prestate dal CAES a titolo di garanzia in favore del Committente.
Tuttavia, il CAES nel caso in cui si procede alla consegna anticipata e provvisoria dell’intera opera realizzata alla Stazione Appaltante, verificato che quest’ultima non abbia, nel frattempo, sollevato eccezione alcuna ed a condizione che l’impresa assegnataria abbia già depositato tutta la documentazione necessaria ai fini del collaudo, potrà disporre l’eventuale svincolo del 50% della predetta trattenuta in favore dell’impresa assegnataria entro dieci giorni dalla consegna stessa dell’opera.
Art. 18 – Spese di gestione amministrativa
Il rimborso della “percentuale consortile”, stabilita dal C.d.A., avverrà previa trattenuta da parte del CAES su ogni pagamento da effettuare in favore dell’impresa assegnataria sull'importo netto dei lavori compreso gli oneri della sicurezza.
In sede di ogni singolo pagamento, inoltre, il CAES è autorizzato a trattenere la somma relativa ad ogni pagamento effettuato per conto dell’impresa assegnataria (spese contrattuali e di registrazione, spese relative alle trasferte effettuate dai responsabili del CAES, cauzioni, fideiussioni, ecc.) e ad ogni anticipazione di somme eseguite in favore della medesima, nonché dei relativi interessi maturati.
Si precisa che il costo della cauzione definitiva prestata in favore del Committente sarà posto a carico del CAES, limitatamente ai tempi contrattuali inizialmente pattuiti ed ai successivi sei mesi dovuti per l’ottenimento del collaudo amministrativo provvisorio. Conseguentemente, nell’ipotesi in cui sia disposta una proroga del termine di ultimazione dei lavori (una sospensione, un atto aggiuntivo, una proroga concessa e/o un ritardo) o vi sia un ritardo per il collaudo dell’opera superiore ai sei mesi successivi al completamento dei lavori, i costi di tutti i premi assicurativi relativi ai successivi rinnovi contrattuali della suddetta cauzione resteranno di esclusivo carico dell’impresa assegnataria, alla quale saranno, quindi, addebitati dal CAES.
La cauzione definitiva potrà essere ridotta, ove previsto nell’appalto, in base alla normativa vigente, previa presentazione da parte dell’impresa assegnataria degli atti contabili in originali (SAL) e/o copia resa conforme dal Committente.
Pertanto, nell’ipotesi di mancata presentazione dei sopra citati documenti da parte dell’impresa assegnataria, se il CAES non potesse ottenere la riduzione della cauzione, il maggior costo del premio sostenuto sarà posto a carico dell’assegnataria stessa, anche se si verifica durante il periodo dei tempi contrattuali inizialmente pattuiti.
Art. 19 – Interessi su somme anticipate
Sulle somme che saranno eventualmente anticipate dal CAES in favore dell’impresa assegnataria, matureranno interessi convenzionali pari al tasso di interesse applicato dalla Carige Italia sede di Milazzo sulle scoperture di conto corrente nei confronti del CAES, aumentato di un punto percentuale.
Art. 20 – Lavori di ripristino
Nell'eventualità in cui, successivamente alla emissione del certificato di regolare esecuzione delle opere realizzate dall’impresa assegnataria, si rendano necessarie opere di ripristino dovute a cattiva esecuzione e/o difetti, la stessa assegnataria, a seguito della richiesta del CAES, dovrà provvedere ad eseguire tali interventi a proprie esclusive cure e spese al fine di eliminare i vizi riscontrati nei termini perentori che saranno indicati dal CAES.
Nel caso di inadempimento da parte dell’impresa assegnataria, il CAES provvederà a far eseguire i lavori ad altra impresa addebitandone il costo all’impresa assegnataria unitamente ad una penale che viene convenuta nella misura del 10% sull'importo globale dei lavori che si renderanno necessari.
Le parti espressamente convengono che il CAES potrà fare ricorso alla soluzione indicata nel precedente comma, penale compresa, anche nell’ipotesi in cui non ritenga – a suo insindacabile giudizio – l’impresa assegnataria in grado di eseguire i suddetti lavori di ripristino.
Art. 21 – Consegna dei Certificati
Al termine di ogni fase lavorativa che preveda il rilascio di documentazione, di dichiarazioni o di certificazioni –quali ad esempio i certificati di cui alla legge n. 46/90, certificati relativi ai materiali utilizzati o dichiarazioni della corretta posa, etc.– l’impresa assegnataria dovrà consegnare al CAES quanto necessario entro il termine essenziale di dieci giorni dal completamento della singola fase.
Nel caso in cui l’impresa assegnataria non adempie a tale obbligo, il CAES potrà sospendere a tempo indeterminato ogni pagamento nei confronti della stessa, oltre che disporre in danno la revoca dei lavori.
Art. 22 – Revoca dell’assegnazione
L’impresa assegnataria riconosce al Consiglio di Amministrazione del CAES la facoltà di revocare con delibera motivata l’assegnazione dei lavori sia per l'inosservanza da parte della stessa anche di uno soltanto degli obblighi indicati negli artt. 5-6-7-10-11-13-15, di quelli già previsti nello statuto e per il caso in cui si verifichi uno dei fatti di seguito indicati, che saranno valutati discrezionalmente dallo stesso C.d.A. del CAES sulla base della gravità dell’episodio:
abbandono del cantiere;
mancato rispetto del piano di esecuzione dei lavori;
accertata realizzazione di opere non a regola d'arte;
segnalazione da parte della Direzione Lavori di inadempimenti ascrivibili alla responsabilità dell’impresa assegnataria;
segnalazione da parte dei fornitori dell’impresa assegnataria del mancato pagamento da parte di quest’ultima delle forniture eseguite;
espropriazione presso terzi eseguita a danno dell’impresa assegnataria;
mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza e/o delle disposizioni dei CCNNLL applicabili ai rapporti oggetto del presente contratto;
mancata consegna della Certificazione – ad esempio certificati relativi ai materiali utilizzati e certificati di cui alla Legge 46/90 – ovvero della documentazione relativa ad ogni fase lavorativa al termine della fase stessa;
riscontro di non conformità gravi nel rispetto della norma UNI EN ISO 9000:2000;
in caso di procedimenti fallimentari, concorsuali e/o di amministrazione controllata.
In tal caso l’impresa assegnataria dovrà provvedere all'immediato rilascio del cantiere, autorizzando il CAES ad assumere l'esclusivo possesso dello stesso subito dopo la comunicazione della delibera di revoca e rinunziando all'esercizio di ogni azione possessoria, poiché riconosce per tale ipotesi in capo al CAES l'esclusiva titolarità giuridica del cantiere stesso.
In tale eventualità e/o in caso di scioglimento anticipato bonario dell’affidamento, l’impresa assegnataria si obbliga, altresì, a lasciare inalterata per un periodo di giorni novanta l'organizzazione del cantiere, nonché a mantenere in cantiere per tutta la durata dei lavori le attrezzature (ponteggi, baracche, recinzioni, ecc.), consentendo così al CAES di usufruire delle stesse e rinunciando ad ogni compenso per l'utilizzo.
A seguito della revoca e/o di scioglimento bonario il CAES provvederà ad assegnare i lavori ad altra impresa consorziata, sospendendo ogni pagamento in favore della precedente assegnataria di eventuali stati di avanzamento maturati o, in mancanza, di quanto dovuto per le opere già eseguite ed ancora non liquidati e/o contabilizzati.
Al momento della consegna dei lavori all’impresa assegnataria subentrante verrà redatto un verbale di consistenza elaborato da un’apposita Commissione come di seguito composta:
dal Direttore tecnico di cantiere (tecnico di parte dell'assegnataria uscente);
dal Direttore tecnico di cantiere (tecnico di parte dell'assegnataria subentrante);
da un tecnico dipendente del Consorzio (tecnico di parte del CAES);
da un libero professionista nominato dal C.d.A. del CAES.
Il libero professionista sarà il Coordinatore della Commissione e provvederà a convocare con telegramma, oltre agli altri componenti della Commissione, tutte le parti interessate al fine di effettuare il sopralluogo utile alla redazione del verbale sulla consistenza dei lavori ed il rilievo dello stato reale del cantiere e delle giacenze, nonché la verifica di eventuali ritardi allo stato riscontrati rispetto i termini contrattuali. L'assenza di uno dei tecnici di parte non impedirà lo svolgimento delle operazioni ed il giudizio emerso sarà comunque insindacabile.
L’importo delle spettanze per l’impresa assegnataria uscente sarà determinato dalle risultanze del verbale di consistenza e la relativa liquidazione sarà effettuata solo dopo aver ottenuto il collaudo amministrativo dell'opera.
In tal caso il CAES provvederà unicamente al pagamento dei costi del materiale e della manodopera impiegata, senza riconoscimento dell'utile d'impresa, detraendo le eventuali penali e/o danni subiti.
Le spese sostenute per l’espletamento dei sopralluoghi necessari e per la redazione del verbale di consistenza saranno a totale carico dell’impresa assegnataria uscente
Art. 23 – Revoca delle ulteriori assegnazioni
Nel caso in cui al momento dell'eventuale delibera di revoca prevista all'art.22, l’impresa risultasse assegnataria di altri lavori assunti dal CAES, il Consiglio di Amministrazione del CAES, valutata discrezionalmente la situazione creatasi, potrà procedere contestualmente alla revoca anche delle altre assegnazioni.
Art. 24 – Compensazione
L’impresa assegnataria, nel caso in cui dovesse maturare – a qualunque titolo – un debito nei confronti del CAES, autorizza espressamente il CAES a trattenere tale importo dalle somme alla stessa spettanti in riferimento ai lavori affidati.
Art. 25 – Rivalsa
L’impresa assegnataria si impegna, in ogni caso, a rivalsare il CAES per ogni somma che lo stesso fosse costretto a pagare nei confronti di terzi per vizi manifestatisi successivamente al collaudo dell'opera di cui l'appaltatore possa essere chiamato a rispondere secondo le norme del codice civile.
Art. 26 – Nomina difensore di parte
Qualora si verificassero le condizioni per opporre ricorso dinanzi al TAR e/o eventuali appelli, relativamente alla procedura di aggiudicazione, l'impresa consorziata indicata in sede di gara può nominare un proprio difensore di fiducia al quale il CAES darà mandato.
Tale facoltà è ammissibile anche nei casi in cui si verificassero degli eventuali contenziosi nel corso dei lavori con la Committenza sia pubblica che privata.
In mancanza di tale nomina o di comune accordo con l'impresa consorziata interessata, il CAES provvederà a nominare un difensore di parte di suo gradimento.
Le spese legali ed accessorie, comunque ed in ogni caso, rimarranno a carico dell'impresa consorziata interessata.
Ogni eventuale controversia relativa all'assegnazione dei lavori sarà di esclusiva competenza del Foro di Messina.

References: Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 5

Art. 6
 art. 18

Art. 8

Art. 9
 art. 8

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 15

Art. 16

Art. 17

Art. 18

Art. 19

Art. 20

Art. 21

Art. 22

Art. 23

Art. 24

Art. 25

Art. 26