Source: http://docplayer.cz/17366117-Prirucka-pro-zadatele-a-prijemce-rop-sv.html
Timestamp: 2018-08-20 23:02:27+00:00

Document:
Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV - PDF
Download "Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV"
1 Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV Účinnost od: Verze: 16.0
2 ~ 1 ~ Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou publikace, která má být pomocníkem k Vašemu úspěchu při čerpání finančních prostředků z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod. Členství v EU přináší naší republice nesporné výhody. Jednou z nich je právě možnost připravit regionálně zaměřený operační program, prostřednictvím kterého budou moci čerpat žadatelé z našeho regionu soudržnosti finanční prostředky z Evropské unie. Máme možnost využít téměř 657 milionů EUR ze strukturálních fondů, což je několikanásobně více oproti minulému programovacímu období. Toto finanční navýšení s sebou přináší nesporné výhody pro Vás žadatele ve formě možnosti podpory většího počtu projektů. Zároveň znamená mnohem větší pozornost ze strany orgánů Evropské komise, které budou dohlížet na správné a transparentní využití těchto finančních prostředků. Cílem této Příručky je poskytnout Vám potřebné informace o způsobu přípravy a předkládání projektů a o procesech souvisejících s jejich vlastní realizací v souladu s podmínkami Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod. Věřím, že Vám tato Příručka usnadní orientaci v podmínkách programu a pomůže při přípravě a realizaci Vašich projektů. Přeji Vám dobré nápady, odvahu a hlavně úspěch Mgr. Radko Martínek předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod
3 ~ 2 ~ Změnový list PPŽP ROP Severovýchod Verze: 16.0 Platnost od: PPŽP Garant Podpis Hlavní garant PPŽP Kapitola 1 - Úvod Kapitola 2 - Soulad projektového záměru s ROP SV Kapitola 3 - Předložení žádosti o podporu Kapitola 4 - Administrace žádosti, hodnocení a výběr projektů Kapitola 5 - Smlouva o poskytnutí dotace Kapitola 6 Realizace projektu Kapitola 7 Sledování udržitelnosti projektu Kapitola 8 Řešení stížností Kapitola 9 Vymezení pojmů Ing. Eva Medunová Ing. Zdeněk Vašák Ing. Sabina Macurová Mgr. Daniel Jankovič Mgr. Daniel Jankovič Mgr. Daniel Jankovič Ing. Lenka Fodorová Ing. Lenka Fodorová Mgr. Martina Bergerová Ing. Sabina Macurová Kapitola 10 Přílohy Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Příloha č. 5 Příloha č. 6 Příloha č. 7 neobsazeno Ing. Sabina Macurová Ing. Jana Ševců neobsazeno Ing. Sabina Macurová Mgr. Tereza Jedličková Mgr. Daniel Jankovič
4 ~ 3 ~ Příloha č. 8 Příloha č. 9 Příloha č. 10 Příloha č. 11 Příloha č. 12 Příloha č. 13 Příloha č. 14 Kapitola 11 Seznam zkratek Kontroloval Vedoucí odboru metodického řízení programu a monitoringu Ing Lenka Fodorová Ing. Jana Ševců Mgr. Jakub Semerád Mgr. Martina Bergerová Ing. Lenka Fodorová neobsazeno Mgr. Tereza Jedličková Ing. Sabina Macurová Ing. Zdeněk Vašák Schválil Předseda RR Mgr. Radko Martínek
5 ~ 4 ~ Evidence změn a jejich provádění Verze: 16.0 Platnost od: Kapitola 1 - Kapitola 2 - V podkapitole byla doplněna informace týkající se velkých projektů dle definice Evropské komise a postupu při jejich administrování. Kapitola 3 - Kapitola 4 - Kapitola 5 - Kapitola 6 - V kapitole 2.4. zaktualizovány finanční alokace na prioritní osy a podíly jednotlivých prioritních os na ROP SV v souladu Prováděcím dokumentem. - Kap doplněna informace, že jediný indikátor volený příjemcem nesmí být typu počet podpořených projektů v souladu s přílohou č. 6 PPŽP - Kap upřesněn výklad závazného termínu pro splnění monitorovacích indikátorů a upraven způsob vykazování udržitelnosti indikátoru počet nových prac. míst v souladu s Metodickým pokynem č Kap v rámci zpřehlednění byla kapitola upravena Kapitola 7 - Kapitola 8 - Kapitola 9 - Do kapitoly byla přidána definice pojmu velký projekt. Kapitola 10 Přílohy Příloha č. 2 - Formular č. 9 přilohy 2 PPŽP_stanovení velikosti podniku rozvedena definice ročního obratu pro účely zákona o podpoře malého a středního podnikání. Příloha č. 3 - Příloha č U formulářů č. 6 přílohy 2 PPŽP umístění projektu 1.1 a č. 7 přílohy 2 PPŽP umístění projektu 1.2 byly aktualizovány seznamy problémových částí regionů dle relevantních dokumentů jednotlivých krajů - V kap. 4.2 přidána příloha č. 20 Čestné prohlášení o podpoře de minimis a vnitrostátní regionální investiční podpoře Příloha č. 6 - Upraven popis výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců Příloha č. 7 - Příloha č. 8 - V kap Vymezení základních pojmů, byla v části Účet projektu a platby v hotovosti doplněna výjimka hradit výdaje za DPH v režimu přenesené daňové
6 ~ 5 ~ povinnosti ze zvláštního účtu projektu Příloha č. 9 - Upřesněn text v části monitorování příjmů dle čl. 55 a jiných peněžních příjmů u projektů spadající/ nespadající pod čl. 55, dále upřesněna definice jiných peněžních příjmů u projektů nespadající pod čl. 55 Příloha č Příloha č V souvislosti s novelou zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, účinnou od , došlo ke snížení limitů pro podlimitní zakázky u dodávek a služeb na Kč a u stavebních prací na Dále v této souvislosti došlo k rozdělení VZMR na VZMR I a VZMR II, přičemž pro VZMR II platí pravidla, která byla dosud pro VZMR III, a k dalším změnám, vyplývajícím z novely zákona o veřejných zakázkách: Příloha č Příloha č Kapitola rozšíření základních zásad zadávacího řízení o nediskriminaci dodavatelů z EU a jiných zemí, s nimiž má ČR nebo EU uzavřenou mezinárodní smlouvu, zaručující přístup těchto dodavatelů k zadávané veřejné zakázce, - zákaz hodnocení smluvních podmínek, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele nebo platebních podmínek, - povinnost zrušit podlimitní a nadlimitní zakázky v případě, kdy zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku nebo mu po posouzení nabídek zbude k hodnocení pouze jediná nabídka (s uvedením výjimek) - pro nadlimitní zakázky u zadavatelů dle pokynů povinnost uveřejnit předběžné oznámení o zakázce na webu Regionální rady a spolu s dokumentací ke kontrole předložit odůvodnění veřejné zakázky - pro veřejné zadavatele u zakázek malého rozsahu, jejichž cena přesáhne Kč bez DPH, povinnost zveřejnit smlouvu včetně změn a dodatků na svém profilu zadavatele.
7 ~ 6 ~ OBSAH 1. Úvod Jak se orientovat v Příručce pro žadatele a příjemce Programovací období Soulad projektového záměru s ROP SV Legislativní rámec Právní rámec Příprava projektové žádosti Obecná pravidla pro poskytování dotace Oprávněnost žadatelů/příjemců Způsob financování projektů Veřejná podpora Způsobilé výdaje Projekty vytvářející příjmy Doba realizace projektu Veřejné zakázky Uchovávání dokumentace Vedení účetnictví, účet projektu Udržitelnost projektu (stálost operace) Horizontální témata Partneři žadatele Slučitelnost dotace ROP a jiných dotačních titulů Pojištění Zástavy na majetku Základní druhy kontrol Užívání datových schránek v rámci ROP SV Prioritní osy, oblasti podpory a finanční alokace ROP SV Předložení žádosti o podporu Výzva pro předkládání žádostí Místo předložení žádosti, kontaktní místo pro konzultace Vyplnění a předložení žádosti Administrace žádosti, hodnocení a výběr projektu Registrace žádosti Kontrola přijatelnosti projektu Kontrola formálních náležitostí Bodování projektu Fyzická kontrola ex-ante Výběr projektů VRR Oznámení žadatelům Harmonogram výzvy a administrace projektů Smlouva o poskytnutí dotace Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace Dodatek ke Smlouvě Ukončení Smlouvy Realizace projektu... 44
8 ~ 7 ~ 6.1. Monitorovací zprávy v průběhu realizace projektu Průběžná monitorovací zpráva Změny projektu Obecné postupy Specifické postupy Přístup k povolování změn Dokládání podrobného položkového rozpočtu a jeho následného čerpání v elektronické podobě Monitorovací indikátory Kontroly v průběhu a při ukončení projektu Typologie kontrol Nesrovnalosti Nestandardní situace Žádost o platbu Povinné přílohy k etapové zprávě s žádostí o platbu Povinné přílohy k závěrečné zprávě s žádostí o platbu Povinné přílohy k monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti projektu Pravidla publicity Sledování udržitelnosti projektu Řešení stížností Vymezení pojmů Přílohy Příručky pro žadatele a příjemce Seznam zkratek... 90
9 ~ 8 ~ 1. Úvod Příručka pro žadatele a příjemce je určena všem, kdo uvažují o využití nabídky finanční podpory ze Strukturálních fondů EU v období prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (ROP SV) Jak se orientovat v Příručce pro žadatele a příjemce Tato Příručka tvoří logický celek popisující postup, jak od projektového záměru dojít k jeho úspěšné realizaci projektu v souladu s podmínkami ROP SV. První část Příručky popisuje aktivity, činnosti a povinnosti žadatele, který se uchází o dotaci z ROP SV, a zároveň upozorňuje na možná úskalí, která mohou v rámci přípravy projektu nastat. Druhá část dokumentu popisuje činnosti a povinnosti příjemce podpory z ROP SV a také vyzdvihuje oblasti, kterým je třeba věnovat při realizaci projektu a předložení žádosti o platbu zvýšenou pozornost. Příjemcem se žadatel stává po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace. Informace obsažené v Příručce jsou rozděleny na část textovou a část příloh. Pro přehlednější orientaci jsou v textu odkazy na přílohy Příručky označené tučným písmem. Odkazy na přílohy, které dokládá žadatel k Žádosti o poskytnutí dotace, jsou vyznačeny tučnou kurzívou. Součástí každé výzvy k předložení žádostí o poskytnutí dotace je Příručka pro žadatele a příjemce. Aktuální podoba Příručky je k dispozici na internetových stránkách Žadatel resp. příjemce využívá při své komunikaci s Řídícím orgánem ROP SV následující formuláře (dříve příloha č. 13 PPŽP): Povinná příloha monitorovacích zpráv, Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace, Informace o provedení opatření k odstranění kontrolních zjištění/nedostatků, Tabulka pro výpočet maximální dotace, Tabulka pro výpočet maximální výše limitních položek, Výkaz výdajů vynaložených příjemcem, Vzor pracovního výkazu. v aktuální podobě uveřejněné k datu jejich vyplňování na adrese v záložce Výzvy a dokumenty, pod odkazem příslušného kola výzvy pro předkládání žádostí pro příslušnou oblast podpory. Žádost o platbu vyplňuje příjemce ve webové aplikaci BENEFIT7. Při vyplňování žádosti o platbu se příjemce řídí aktuálními Pokyny pro vyplňování webové žádosti (dříve příloha č. 4 PPŽP), které jsou uveřejněny rovněž na výše uvedeném místě webových stránek.
10 ~ 9 ~ Vzhledem k tomu, že písemné postupy nemohou předvídat veškeré detailní situace, které nastanou při reálné implementaci ROP SV, lze předpokládat, že pro vyřešení problémových otázek bude třeba se nějakým způsobem odchýlit od postupů definovaných v PPŽP. V takových případech bude udělena výjimka prostřednictvím Metodického pokynu. V případě, že některé postupy uvedené v PPŽP nebudou vykládány jednoznačně a bude existovat více možností výkladu, budou tyto postupy vysvětleny nebo upřesněny prostřednictvím Metodické informace. Termíny administrativních kroků prováděných pracovníky ÚRR, které jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce ROP SV jsou pouze orientační, pracovníci Územních odborů realizace programu se řídí termíny dle platné vnitřní dokumentace ROP SV. Žadatelé a příjemci se řídí uvedenými Metodickými dokumenty. Aktuální Metodické dokumenty jsou uveřejněny na adrese Programovací období Česká republika předložila pro období ke schválení Evropské komisi celkem 24 operačních programů, jejichž výčet můžete nalézt na stránkách Sedm z těchto programů tvoří tzv. regionální operační programy, které jsou zaměřeny na konkrétní regiony soudržnosti a reagují svými cíli na jejich specifické požadavky. Jedním z Regionálních operačních programů je i Regionální operační program regionu soudržnosti Severovýchod (ROP SV), který je zaměřen na území NUTS II Severovýchod. Region soudržnosti Severovýchod sdružuje tři kraje - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký. Svým zaměřením na podporu regionálního rozvoje navazuje ROP SV na Společný regionální operační program, který byl v jednotlivých regionech České republiky realizován ve zkráceném programovacím období Hlavním cílem, který si ROP SV stanovil, je zvýšení kvality fyzického prostředí regionu, což povede ke zvýšení atraktivity regionu pro investice, podnikání a život obyvatel. Prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu bude docházet k jeho konvergenci k průměrné úrovni socioekonomického rozvoje EU.
11 ~ 10 ~ Na následující mapě jsou uvedeny jednotlivé regiony soudržnosti (NUTS II) včetně krajů, ze kterých se skládají. Roli řídícího orgánu ROP SV plní Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod (RR). Regionální rada vznikla ze zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. Jejími orgány jsou: 1) Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Členové Výboru jsou voleni z členů zastupitelstev krajů (po osmi z každého kraje regionu soudržnosti Severovýchod). Výbor jedná a rozhoduje o věcech spojených s realizací ROP SV - schvaluje realizační a řídící dokumentaci ROP SV, opatření týkající se publicity a informovanosti o ROP SV, výběr projektů, kterým bude poskytnuta dotace atd. 2) Předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Předseda je statutárním orgánem Regionální Rady a zastupuje ji navenek. Předsedu zastupují dva místopředsedové. 3) Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Úřad Regionální rady (dále i ÚRR) je výkonným orgánem Regionální rady a zabezpečuje činnosti spojené s funkcí Řídícího orgánu ROP SV. V zájmu zajištění optimální dostupnosti byla v krajských městech regionu soudržnosti (tj. v Hradci Králové, v Pardubicích a v Liberci) zřízena územní pracoviště ÚRR tzv. územní odbory realizace programu (dále i ÚORP). Kontaktní údaje na tato pracoviště naleznete v kapitole 3.2. Místo předložení žádosti, kontaktní místo pro konzultace a na internetové adrese
12 ~ 11 ~ 2. Soulad projektového záměru s ROP SV Projekty předkládané v rámci ROP SV musí být v souladu se samotným programem, a to jak po formální tak po obsahové stránce. V první části této kapitoly je stručně nastíněn postup stanovení projektového záměru a tvorby projektu. Dále je žadatel seznámen s pravidly, která je potřeba dodržet při podání žádosti i při realizaci projektu. Informace uvedené v této kapitole platí obecně pro všechny typy projektů financovaných v rámci ROP SV. Odlišnosti vyplývající z příslušnosti projektu k určité oblasti podpory jsou podrobněji popsány v Prováděcím dokumentu ROP SV Legislativní rámec U každého projektu, který se uchází o podporu v rámci ROP SV, musí být zajištěn soulad s právními normami EU a ČR, s Prováděcím dokumentem ROP SV a Příručkou pro žadatele a příjemce. Dále je možné využít tzv. průřezové metodiky, ze kterých vychází všechny operační programy realizované v ČR v plánovacím období Tyto metodiky naleznete na Právní rámec Základní legislativa EU Smlouva o fungování Evropské unie, Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, ve znění nařízení Rady (ES) č. 1341/2008, 85/2009, 284/2009 a 539/2010, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999, Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, ve znění nařízení Komise (ES) č. 846/2009, Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis, Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES u státní podpory malého a středního podnikání ve znění Nařízení Komise č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve vztahu k rozšíření rozsahu uvedeného nařízení tak, aby zahrnovalo podporu určenou na výzkum a vývoj, Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu.
13 ~ 12 ~ Základní legislativa ČR zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 77/2002 Sb., akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
14 ~ 13 ~ nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky Příprava projektové žádosti V následujícím textu jsou stručně popsány obecné kroky, které může žadatel využít jako startovní materiál při koncipování i při samotné tvorbě projektu. Tyto kroky a postupy se vzájemně ovlivňují a doplňují. 1) Stanovení projektového záměru Na počátku procesu tvorby projektové žádosti by měl žadatel nejprve identifikovat projektový záměr, který bude později podrobně rozpracován. Již na samotném začátku tedy při identifikaci projektového záměru by do procesu měly být zapojeny všechny relevantní subjekty, které se budou podílet na pozdější realizaci projektu. 2) Výběr vhodné oblasti podpory v rámci ROP SV Na základě definovaných potřeb je třeba vyhodnotit soulad zamýšleného projektového záměru s cíli ROP SV resp. jeho prioritních os a oblastí podpory. Projektový záměr musí být plně v souladu s uvedenými cíli a především musí být v souladu s konkrétní výzvou, v rámci které hodlá žadatel projektovou žádost předložit. Prvně je nutné ověřit, zda právní forma žadatele dovoluje, aby byl v konkrétní výzvě oprávněným žadatelem (viz Prováděcí dokument ROP SV). Pokud by žadatel nesplňoval toto kritérium a přesto projekt v dané výzvě předložil, byl by na základě hodnocení přijatelnosti z dalšího hodnocení žádosti vyloučen. 3) Sběr a studium informací, možnosti konzultací Po nalezení konkrétní oblasti podpory v ROP SV, ve které může žadatel předložit projektovou žádost, je vhodné se seznámit se základními dokumenty ROP SV Regionálním operačním programem NUTS II Severovýchod pro období , Prováděcím dokumentem ROP SV a PPŽP a jejími přílohami. Poté je důležité projektový záměr koncipovat tak, aby maximálně odpovídal cílům zvolené oblasti podpory. Aktuální verze těchto dokumentů jsou k dispozici na Při psaní žádosti o poskytnutí dotace je dobré seznámit se s konkrétními bodovacími kritérii (ta jsou uvedena v příloze č. 7 Bodovací kritéria). V souvislosti s vyhlášením výzvy pořádá RR obvykle pro žadatele informační semináře, na kterých jsou prezentovány konkrétní informace pro dané oblasti podpory. V průběhu semináře žadatelé získají informace o aktivitách, které lze realizovat v dané oblasti podpory. Zároveň jsou zde poskytnuty další informace potřebné k vyplnění projektové žádosti (problematika veřejné podpory apod.). Při tvorbě projektové žádosti poskytují pracovníci územních odborů realizace programu konzultace, které jsou zaměřeny především na posouzení formální správnosti žádosti v souladu s podmínkami ROP SV. Pracovníci ÚORP rovněž poskytují informace o způsobu práce s webovou aplikací BENEFIT7 při vyplnění žádosti o poskytnutí dotace, o povinných přílohách k žádosti apod. Pokud žadatel zvolí možnost této osobní konzultace, je vhodné se telefonicky předem domluvit na konkrétním datu schůzky a případně i na předcházejícím zaslání stručného představení projektového návrhu. Kontakty na jednotlivé územní odbory realizace programu jsou uvedeny v kapitole 3.2. Místo předložení žádosti, kontaktní místo pro konzultace.
15 ~ 14 ~ 4) Termíny Pro načasování jednotlivých fází procesu tvorby projektové žádosti je důležité mít přehled o jednotlivých termínech stanovených výzvou pro podání žádosti o poskytnutí dotace, zejména o časovém intervalu pro předložení této žádosti. Žadatel by měl zvážit časovou náročnost zpracování podkladových materiálů k žádosti o poskytnutí dotace a všech vyžadovaných příloh. Současně je vhodné stanovit si dostatečnou časovou rezervu pro kompletaci a kontrolu projektové žádosti těsně před jejím odevzdáním. Po zvážení časových možností je na posouzení žadatele, zda žádost předloží v rámci vyhlášené výzvy nebo vyčká na vyhlášení další výzvy pro danou oblast podpory. 5) Vyplnění projektové žádosti Po vlastním určení projektového záměru je možno přikročit k samotnému vyplňování webové aplikace BENEFIT7, která je umístěna na adrese Kvalita zpracování žádosti o poskytnutí dotace a povinných příloh má významný vliv na hodnocení celého projektu. Bližší postup k vyplnění žádosti je uveden v Pokynech pro vyplňování webové žádosti (dříve příloha č. 4 PPŽP), které jsou uveřejněny na adrese v záložce Výzvy a dokumenty, pod odkazem příslušného kola výzvy pro předkládání žádostí pro příslušnou oblast podpory. Typ a formu povinných příloh vyžadovaných v ROP SV v jednotlivých oblastech podpory naleznete v příloze č. 2 - Povinné přílohy k žádosti o poskytnutí dotace. 6) Předložení projektové žádosti Po kompletaci tištěné formy žádosti žadatel předloží žádost na příslušném ÚORP. Konkrétní požadavky na příjem a registraci žádosti jsou uvedeny v kapitolách 3. Předložení žádosti o podporu a 4. Administrace žádosti, hodnocení a výběr projektu a v textu výzvy. 7) Co se děje s žádostí po předložení? Po předložení žádosti na územní odbor realizace programu probíhá: kontrola přijatelnosti, kontrola formálních náležitostí, bodování projektu, fyzická kontrola ex ante, výběr projektu Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. V případě schválení žádosti o poskytnutí dotace následuje: podpis Smlouvy o poskytnutí dotace, realizace projektu, předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu, kontroly,
16 ~ 15 ~ proplacení finančních prostředků příjemci, sledování udržitelnosti projektu. Detailní popis výše zmíněných kroků je uveden v kapitolách 4. Administrace žádosti, hodnocení a výběr projektu, 5. Smlouva o poskytnutí dotace, 6. Realizace projektu a 7. Sledování udržitelnosti projektu Obecná pravidla pro poskytování dotace Žadatel resp. příjemce je povinen postupovat při přípravě, realizaci projektu a vynakládání finančních prostředků zahrnutých v rozpočtu projektu efektivně, hospodárně, účelně a transparentně Oprávněnost žadatelů/příjemců Žadatelem, oprávněným předkládat návrhy projektů v rámci ROP SV, může být fyzická nebo právnická osoba, která: je zařazena v seznamu oprávněných příjemců ROP SV, má sídlo v České republice, je přímo zodpovědná za přípravu a řízení projektu (nesmí působit jako prostředník). Upozornění: V rámci každé oblasti podpory se seznam oprávněných příjemců liší, proto jsou v Prováděcím dokumentu ROP SV přesně vymezeny typy subjektů, které mohou v dané oblasti podpory podávat žádosti o poskytnutí podpory. Seznam všech oprávněných příjemců pro ROP SV: Příjemci Kraje Obce Organizace zřizované kraji a obcemi 1 Organizace zakládané kraji a obcemi Odkaz na legislativu, která specifikuje vznik, popřípadě i působení daného subjektu Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 23 a další zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 23 a další zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších 1 V případě, že majetek pořízený nebo zhodnocený z prostředků dotace nemůže být ve vlastnictví organizace zřizované obcí nebo krajem, musí být žadatelem vždy zřizovatel (obec, kraj)..
17 ~ 16 ~ předpisů Poznámka: U organizací zakládaných kraji či obcemi musí mít zakladatel (kraj nebo obec) většinový majetkový podíl v organizaci. Organizace zřizované nebo zakládané státem Dobrovolné svazky obcí Nestátní neziskové organizace (zahrnují: občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace) Zájmová sdružení právnických osob Podnikatelské subjekty malé a střední podniky (MSP) Provozovatelé drážní dopravy Hospodářská komora a její složky Střední školy Regionální rada regionu Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy a státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů 46 a další zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů 20f až 20i zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 1 Nařízení Komise (ES) č. 70/2001, ve znění nařízení Komise (ES) č. 364/2004, o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES u státní podpory malého a středního podnikání Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů 3 zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, ve znění pozdějších předpisů 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění
18 ~ 17 ~ soudržnosti Severovýchod pozdějších předpisů Skutečnost, že jsou splněny podmínky oprávněnosti příjemce, dokládá žadatel prostřednictvím přílohy k žádosti o poskytnutí dotace Doklady o právní subjektivitě žadatele (blíže viz příloha č. 2 Povinné přílohy k žádosti o poskytnutí dotace) Způsob financování projektů Dotace se příjemci poskytuje na základě Smlouvy o poskytnutí dotace. Na dotaci poskytnutou v rámci ROP SV není právní nárok. Již při podání žádosti o poskytnutí dotace musí žadatel uvést výši a strukturu spolufinancování. Žádost o poskytnutí dotace a následně Smlouva o poskytnutí dotace musí jednoznačně vymezit všechny subjekty, které se podílejí na financování projektu. Maximální možný podíl finanční podpory plynoucí z ROP SV (dle typu příjemce a charakteru projektu) je uveden v příloze č. 3 Struktura financování. V rámci ROP SV nebudou poskytovány zálohy na předfinancování projektů. Způsob zajištění předfinancování projektu žadatel jasně popíše v rámci přílohy Studie ekonomického hodnocení projektu (v kapitole Finanční plán). Skutečnost, že má zajištěny finanční prostředky na plynulé financování realizace projektu, žadatel deklaruje v čestném prohlášení, které je součástí žádosti o poskytnutí dotace (viz kapitola 3.3.Vyplnění a předložení žádosti). Finanční prostředky z rozpočtu RR budou proplaceny vždy pouze na základě skutečně uhrazených způsobilých výdajů a na základě monitorovací zprávy s žádostí o platbu podané příjemcem: ihned po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace oběma stranami nebo po ukončení časové etapy, jejíž délku žadatel uvedl v žádosti o poskytnutí dotace (nejkratší možná časová etapa, tedy doba mezi podáním dvou žádostí o platbu, je 2 měsíce), nebo po ukončení projektu. Forma a termíny proplácení výdajů musí být podrobně specifikovány v žádosti o poskytnutí dotace a následně ve Smlouvě o poskytnutí dotace. Celkové způsobilé výdaje projektu musí být vyšší než minimální přípustná hranice pro danou oblast podpory. V rámci ROP SV nejsou standardně uvažovány tzv. velké projekty (definice viz kapitola 9. Vymezení pojmů), jejichž celkové výdaje jsou vyšší než 50 mil. EUR 2. Před započetím kontroly přijatelnosti administrátor provádí stanovení velikostní kategorie projektu ve zvláštním formuláři. Přepočet opakovaně provádí také před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace v případě, kdy byl projekt Výborem Regionální rady NUTS II Severovýchod schválen k financování. Pokud by se jednalo o velký projekt, je nutné, aby řídící orgán ve spolupráci s žadatelem předložil Evropské komisi žádost o velký projekt v souladu s platnou Metodikou finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období Evropská komise následně vydá nebo nevydá Rozhodnutí k velkému projektu. V případě, kdy je žadateli od prvopočátku přípravy projektu zřejmé, že se celkové výdaje projektu blíží nebo přesahují velikost 50 mil. EUR resp. 900 mil. Kč, informuje žadatel o této skutečnosti co nejdříve Řídící orgán ROP NUTS II Severovýchod, aby mohla být konzultována struktura žádosti o poskytnutí dotace v souladu s požadavkem Evropské komise na zpracování žádosti ve formátu velkého projektu, který je odlišný od běžného projektu. 2 Dle Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999.
19 ~ 18 ~ Změny poměru kofinancování: Poměr zadaný žadatelem na projektové žádosti v IS BENEFIT7 pro zdroje financování (EU, SR, RR, kraj atd.) vzniklý rozpadem financování, je zachován po celou dobu realizace projektu a nelze jej měnit. Poměr zůstává zachován i v případě úpravy rozpočtu žadatelem v procesu administrace žádosti v informačním systému ŘO Veřejná podpora Dle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie se veřejnou podporou rozumí každá podpora poskytnutá v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků (ale i prostředků územních samospráv nebo strukturálních fondů), která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby a ovlivňuje obchod mezi členskými státy. Podpora, která splňuje výše uvedená kritéria, je neslučitelná se společným trhem a tedy zakázaná. Výjimka z obecného zákazu poskytování veřejné podpory může být povolena na základě blokových výjimek či na základě rozhodnutí Evropské komise. Projektům, klasifikovaným jako zakládající veřejnou podporu a nezařaditelným pod režim blokových výjimek, je dle čl. 108 odst. 3 Smlouvy fungování EU možné podporu poskytnout pouze po oznámení (notifikaci) podpory Evropské komisi. Vydá-li Evropská komise ve věci notifikace zamítavé rozhodnutí, nesmí být podpora projektům financovaných z veřejných zdrojů poskytnuta. V rámci ROP SV bude podpora poskytována v následujících úrovních: a) podpora kompatibilní s pravidlem de minimis (dle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006, ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis), b) podpora poskytovaná v souladu s Pokyny Společenství pro financování letišť (oblast podpory 1.3). Podmínky poskytování veřejné podpory budou specifikovány na základě výsledků jednání s EK, c) podpora poskytovaná na základě blokové výjimky pro vnitrostátní regionální investiční podporu (dle Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu), d) podpora v oblasti 1.2 (nákup a modernizace vozidel, výstavba a modernizace plnících stanic na CNG), poskytovaná na základě ukončeného procesu notifikace. Podpora malého rozsahu de minimis V případě podpory malého rozsahu (podpory "de minimis") platí 3, že podpory poskytované v souladu s tímto pravidlem nemusí být Evropské komisi oznamovány a celková výše podpory de minimis poskytnutá jednomu podniku nesmí v období tří fiskálních let přesáhnout částku v Kč, odpovídající EUR (v odvětví silniční dopravy EUR). Podpory de minimis svojí podstatou sice připomínají blokové výjimky (viz níže), nicméně v jejich případě se nejedná o veřejnou podporu (není naplněna podmínka narušení hospodářské soutěže, protože svým finančním objemem nedosahuje tato podpora výše, při které by byla ohrožena hospodářská soutěž mezi členskými státy EU). Podpora není omezena co do charakteru výdajů příjemce. Nelze ji použít tzv. kumulativně (tj. na shodné způsobilé náklady) spolu s blokovými výjimkami, za předpokladu, že by došlo k překročení míry podpory pro danou výjimku. 3 Dle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis ze dne , publikovaném v Úředním Věstníku L 379 dne s
20 ~ 19 ~ Bude-li v rámci ROP SV poskytnuta podpora de minimis, bude příslušný příjemce informován ŘO, že získává podporu v režimu de minimis. Žadatel poskytne ŘO úplné údaje o podpoře de minimis, kterou během posledních tří fiskálních let obdržel v přepočtu kurzem platným ke dni poskytnutí této podpory. Výši dotace, která bude uvedena ve smlouvě o poskytnutí dotace, je nutné přepočíst kurzem platným ke dni uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. Pokud by dotace přepočtená na Eura byla vyšší než limit pro podporu de minimis, bude nezbytné uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, ve kterém bude výše dotace upravena. Po finančním ukončení projektu, kdy bude jasné, jaká byla výše skutečně vyplacené dotace, bude nezbytné uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace v případě, že skutečně vyplacená dotace bude rozdílná od výše dotace uvedené ve smlouvě. Tento postup je nezbytný z důvodu povinnosti ŘO od zaznamenávat podpory de minimis do registru podpor de minimis. Do limitu podpory de minimis se nezapočítává případná podpora, která nebyla poskytnuta v režimu pravidla de minimis. Bloková výjimka pro vnitrostátní regionální investiční podporu Veřejná podpora poskytnutá v rámci operačních programů musí dodržovat stropy stanovené pro veřejnou podporu, stanovené nařízením Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na vnitrostátní regionální investiční podporu (Úřední věstník L 302, , s ). Míra spolufinancování z prostředků EU je v programovém období vztahována pouze ke způsobilým veřejným výdajům. Dle regionální mapy intenzity veřejné podpory schválené pro Českou republiku na období nepřesáhne v NUTS II SV výše podpory 40 % způsobilých výdajů pro velké podniky, 50 % pro střední podniky a 60 % pro malé podniky. Definice pojmu malý a střední podnik naleznete v kapitole 9. Vymezení pojmů. Projekty z oblasti podpory 1.2, konkrétně týkající se obnovy vozového parku veřejné hromadné dopravy a výstavby či modernizace plnících stanic na CNG Tyto režimy veřejné podpory jsou notifikovány Evropskou komisí. Maximální intenzita poskytnuté podpory činí 40% způsobilých výdajů pro velké podniky, 50% pro střední podniky a 60% pro malé podniky. Podmínky pro poskytnutí podpory vzešlé na základě notifikačních jednání jsou obsaženy v rozhodnutích k daným režimům podpory, konkrétně jde o následující rozhodnutí publikovaná např. na stránkách: N 409/2008 Pořízení a obnova železničních vozidel N 410/2008 Pořízení a obnova vozidel pro městskou dopravu N 411/2008 Pořízení a obnova vozidel pro regionální dopravu N 642/2008 Veřejné financování alternativních plnících stanic pro provozovatele veřejné dopravy V případech, u nichž by dotace zakládala veřejnou podporu a půjde o odvětví doprava na něž nelze aplikovat pravidlo de minimis, může být podpora poskytována až po schválení režimu, popř. jednotlivé podpory Evropskou komisí, a za podmínek stanovených v jejím rozhodnutí. Projekty nezakládající veřejnou podporu 4 Dle nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky
21 ~ 20 ~ Maximální možný podíl finanční podpory plynoucí z ROP SV (dle typu příjemce a charakteru projektu) je uveden v příloze č. 3 Struktura financování. U projektů nezakládajících veřejnou podporu nepřekročí výše podpory z ERDF 85 % způsobilých výdajů projektu. Podle dané oblasti podpory a typu žadatele však celková výše podpory z veřejných zdrojů, zahrnující jak příspěvek z ERDF, tak i příspěvek státního rozpočtu a z rozpočtu regionálních orgánů, může přesáhnout 85 % způsobilých výdajů projektu. U projektů nezakládajících veřejnou podporu, ale vytvářejících příjmy, nesmí způsobilé výdaje těchto projektů převýšit současnou hodnotu investičních nákladů po odečtení současné hodnoty čistého příjmu z investice za stanovené referenční období tak, jak to určuje čl. 55 Nařízení Komise (ES) č. 1083/2006 ze dne , publikovaný v Úředním věstníku ES dne Blíže k projektům generujícím příjmy viz kapitola Projekty vytvářející příjmy Způsobilé výdaje Z ROP SV budou hrazeny pouze způsobilé výdaje. Výše podpory z ROP SV se odvíjí od celkových způsobilých výdajů projektu. Výdaj je považován za způsobilý, pokud je vynaložený v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace a přílohou č. 8 - Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV. Zahájil-li příjemce projekt před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace, jsou výdaje vztahující se k realizaci projektu, vynaložené příjemcem před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace, způsobilé pouze v tom případě, že i v rámci tohoto časového úseku splní podmínky smlouvy o poskytnutí dotace, pravidel ROP NUTS II SV a souvisejících právních předpisů ČR a EU. Výdaje musí být vzniklé a uhrazené v průběhu realizace projektu (tj. po zahájení projektu a před ukončením projektu), nejdříve však po dni registrace žádosti o poskytnutí dotace. Pojmy Vznik a Úhrada výdaje jsou definované v příloze č. 8 Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV. Výjimky z tohoto pravidla jsou: a) projekty nezakládající veřejnou podporu následující typy ZV jsou časově způsobilé již před registrací žádosti o poskytnutí dotace (nejdříve však po ): režijní náklady (pouze pro oblast podpory 3.1 5, 3.2, 5.2) 6, výdaje na projektovou dokumentaci (pro všechny oblasti podpory), výdaje na realizaci výběrových řízení dle podmínek programu (pro všechny oblasti podpory), nákup pozemků a staveb (pro oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1). b) projekty zakládající veřejnou podporu, financované na základě blokové výjimky o vnitrostátní regionální investiční podpoře dle nařízení Komise (ES) č. 1628/ výdaje takových projektů jsou způsobilé až ode dne, kdy bude žadateli příslušným ÚORP písemně sděleno, že jím předložený projekt splnil kritéria přijatelnosti a stal se tak způsobilým pro podporu z ROP SV vymezené v režimu stanoveném tímto nařízením. 5 V oblasti podpory 3.1 jsou režijní výdaje způsobilým výdajem jen pro aktivity zabývající se tvorbou produktů v cestovním ruchu. 6 Názvy oblastí podpory viz kapitola 2.4. Prioritní osy, oblasti podpory a finanční alokace ROP SV.
22 ~ 21 ~ Upozornění: U projektů zakládajících veřejnou podporu financovaných na základě blokové výjimky o vnitrostátní regionální investiční podpoře dle nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 je nutno věnovat zvýšenou pozornost způsobilosti jednotlivých typů výdajů. U těchto projektů totiž není možno zahrnovat do způsobilých výdajů žádné typy vedlejších způsobilých výdajů, výdaje na pořízení projektové dokumentace k projektu (dokumentace ke stavebnímu řízení ani zpracování žádosti o poskytnutí dotace) a některé náklady související s pořízením dlouhodobého majetku blíže viz příloha č. 8 - Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV. c) projekty v oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury a v prioritní ose 5 Technická pomoc - veškeré výdaje jsou časově způsobilé od d) projekty v oblasti podpory 1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území zaměřené na obnovu vozového parku a na výstavbu či rekonstrukci plnících stanic na CNG časová způsobilost je stejná jako v případě projektů nezakládajících veřejnou podporu (tedy výdaje jsou způsobilé ode dne registrace žádosti o poskytnutí dotace do okamžiku ukončení projektu, výjimkou jsou výdaje na projektovou dokumentaci, výdaje na realizaci výběrových řízení a výdaje na nákup pozemků a staveb, které jsou způsobilé již od ) e) u ostatních projektů z oblasti doprava, které by zakládaly veřejnou podporu, by časové hledisko způsobilosti bylo upřesněno až v příslušné výzvě, a to vzhledem k nutnosti notifikace režimu veřejné podpory Evropskou komisí. U projektů zakládajících veřejnou podporu financovaných na základě blokové výjimky o vnitrostátní regionální investiční podpoře dle nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 nesmí být zahájeny stavební práce resp. dojít k právně závaznému příslibu objednávky zařízení před datem doručení Oznámení o splnění kriterií přijatelnosti. U ostatních projektů nesmí dojít k právně závaznému příslibu objednávek, které jsou předmětem projektu, před Prvním právně závazným příslibem objednávky je nabytí účinnosti příslušné smlouvy (popř. smlouvy o smlouvě budoucí). V případě zadávání veřejné zakázky je prvním právně závazným příslibem již oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Zařízením se rozumí veškerý hmotný i nehmotný majetek. Aby mohl být výdaj uznán za způsobilý, musí být před proplacením z prostředků programu ROP SV uhrazen ze strany příjemce. Doklad o úhradě předkládá příjemce buď spolu s ostatními požadovanými doklady v době předložení žádosti o platbu, nebo příjemce využije možnost doložit úhradu až dodatečně na základě výzvy pracovníků řídícího orgánu, a to po provedení kontroly všech ostatních aspektů způsobilosti uplatňovaného výdaje. Úhrada musí být ze strany příjemce prokazatelně doložena požadovanými doklady (výpisy z účtu projektu, výdajové pokladní doklady, ) Projekty vytvářející příjmy Postup u projektů generujících příjmy vychází z článku 55, odst. 1 Obecného nařízení č.1083/2006 a Obecného nařízení č. 1341/2008, která stanoví:
23 ~ 22 ~ Pro účely tohoto nařízení se projektem vytvářejícím příjmy, jehož celkové náklady jsou vyšší než EUR 7, rozumí jakákoli operace zahrnující investici do infrastruktury, za jejíž používání se účtují poplatky hrazené přímo uživateli, nebo jakákoli operace zahrnující prodej nebo pronájem pozemků či budov nebo jakékoli jiné poskytování služeb za úplatu. Článek 55 se nevztahuje např. na tyto případy: projekt, jehož celkové náklady nepřesahují EUR projekty nevytvářející příjmy (např. silnice bez mýtného), projekty zakládající veřejnou podporu. Podrobný popis problematiky je uveden v příloze č. 9 - Metodika projektů vytvářejících příjmy Doba realizace projektu Zahájení projektu není časově omezeno (s výjimkou projektů zakládajících veřejnou podporu financovaných na základě blokové výjimky o vnitrostátní regionální investiční podpoře dle nařízení Komise (ES) č. 1628/2006), ovšem výdaje vzniklé před nejsou způsobilé, viz kapitola Způsobilé výdaje. Minimální ani maximální délka realizace projektu není obecně definována, ale v rámci jednotlivých výzev může dojít k jejímu zpřesnění (např. zvýhodnění projektů čerpajících určitou finanční alokaci ROP SV). Pokud výzva stanoví maximální možnou délku trvání projektu, musí do uvedeného data dojít k ukončení projektu. Fyzická realizace projektu popř. poskytování služeb musí být započata do 6 měsíců po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace. ŘO může tuto lhůtu na základě písemné žádosti prodloužit. Zahájením projektu se rozumí zahájení první aktivity projektu (např. výběrové řízení, zadání projektové dokumentace, ). Žadatel může požádat o změnu termínu zahájení projektu prostřednictvím Oznámení příjemce o změnách v projektu /ve Smlouvě o poskytnutí dotace, nejpozději však před zahájením kontroly přijatelnosti projektu. Zahájením fyzické realizace projektu se rozumí datum, kdy jsou zahájeny aktivity, které jsou výstupem projektu (např. zahájení realizace fyzických prací, nebo zahájení poskytování služeb). V případě změny termínu zahájení fyzické realizace projektu uvádí žadatel tuto skutečnost v rámci standardní monitorovací zprávy. Ukončením fyzické realizace projektu se rozumí datum, kdy bude dokončena fyzická realizace ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo (předávací protokoly o ukončení dodávek stavebních prací a technologie) nebo den, kdy je ukončeno poskytování služeb ve smyslu uzavřené smlouvy. 7 měsíční účetní kurz EK
24 ~ 23 ~ Termín fyzického ukončení realizace projektu je orientační a není předmětem kontroly ze strany ÚORP. Žadatel nemusí oznamovat změnu v tomto termínu. Den ukončení projektu je stanoven ve Smlouvě o poskytnutí dotace. Závěrečná monitorovací zpráva je předkládána do 10 kalendářních dnů od ukončení projektu. Doklady prokazující ukončení realizace projektu jsou přílohou závěrečné monitorovací zprávy a jsou blíže specifikovány v kapitole Povinné přílohy k závěrečné zprávě s žádostí o platbu. V případě změny termínu ukončení realizace projektu musí příjemce požádat o změnu prostřednictvím Oznámení příjemce o změnách v projektu /ve Smlouvě o poskytnutí dotace nejpozději do termínu ukončení projektu uvedeném ve Smlouvě o poskytnutí dotace. Finančním ukončením projektu se rozumí den, kdy bude připsána poslední platba na účet příjemce Veřejné zakázky Příjemce je při výběru všech dodavatelů, kteří v rámci projektu poskytují služby, dodávky a stavební práce, povinen postupovat v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek (příloha č. 11 Pokyny pro zadávání veřejných zakázek). Dodržování Pokynů pro zadávání veřejných zakázek je ze strany poskytovatele dotace kontrolováno, a to jako součást kontroly dokladů vyžadovaných před podpisem Smlouvy (je-li v této době již zadávací řízení ukončeno), nebo jako součást kontroly související s předložením žádosti o platbu. Při nedodržení těchto Pokynů budou výdaje vynaložené na základě takového zadávacího řízení nezpůsobilé. Výjimkou jsou zadávací řízení, u nichž celý předmět veřejné zakázky spadá do nezpůsobilých výdajů projektu. U takových zadávacích řízení probíhá pouze částečná kontrola dodržení Pokynů pro zadávání veřejných zakázek, a to s ohledem na prověření, zda nedochází k dělení předmětu zakázky (článek 3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky). Příjemce může využít možnost nechat si zkontrolovat dosavadní průběh výběrového řízení (nejde-li o veřejnou zakázku malého rozsahu kategorie I nebo nejde-li o výběrové řízení na vícepráce) ještě v době před podpisem smlouvy s vítězným dodavatelem. Podrobněji viz příloha č Kontrolní postupy. U zadávacích řízení, která byla realizována před zveřejněním Pokynů pro zadávání veřejných zakázek tzn. před , musí žadatel dodržet znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. V těchto případech nebude mít nedodržení podmínek stanovených v Pokynech vliv na způsobilost výdajů. V případě, že příjemce požaduje v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek zveřejnění výzvy, popř. dalších relevantních dokumentů, na webu Regionální rady, předá nejméně 2 pracovní dny před požadovaným vyvěšením dokumentů příslušnému ÚORP vyplněný formulář č. 1 Přílohy č. 11 PPŽP Žádost o zveřejnění nadlimitní veřejné zakázky na webu Regionální rady Uchovávání dokumentace Příjemce zajistí uchování Smlouvy o poskytnutí dotace včetně jejích případných dodatků, veškerých originálů účetních a daňových dokladů, originálů projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s financováním a realizací projektu v souladu s dobou stanovenou právními předpisy ČR, nejméně však po dobu 3 let od ukončení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. U projektu zakládajícího veřejnou
Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV Účinnost od: 30. 9. 2013 Verze: 17.0 ~ 1 ~ Tato publikace by měla být průvodcem na cestě k úspěšnému čerpání finančních prostředků z Regionálního operačního programu
Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV Verze: 19.0 ~ 1 ~ Tato publikace by měla být průvodcem na cestě k úspěšnému čerpání finančních prostředků z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV Účinnost od: 23. 1. 2012 Verze: 15.0 ~ 1 ~ Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou publikace, která má být pomocníkem k Vašemu úspěchu při čerpání finančních prostředků
Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV Verze: 18.0 ~ 1 ~ Tato publikace by měla být průvodcem na cestě k úspěšnému čerpání finančních prostředků z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti

References: čl. 55
 čl. 55
 čl. 55
 zákona č. 137
 zákona č. 248
 zákona č. 266
 zákona č. 77
 zákona č. 250
 zákona č. 250
 zákona č. 128
 zákona č. 40
 zákona č. 301
 zákona č. 561
 čl. 107
 čl. 108
 čl. 55
 zákona č. 137