Source: http://docplayer.it/46512549-Comune-di-sant-agostino-provincia-di-ferrara.html
Timestamp: 2018-05-21 06:56:21+00:00

Document:
1 C O P I A COMUNE DI SANT'AGOSTINO Provincia di Ferrara SETTORE 5^ - LAVORI PUBBLICI DETERMINAZIONE n. 153 del 15/04/2016 OGGETTO: INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DEL CENTRO CIVICO DI SAN CARLO - APPROVAZIONE DEL SAL 1 E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO IL CAPO SETTORE VISTA la seguente normativa riguardante l adozione di determinazioni e di atti di gestione da parte dei responsabili dei servizi: - l art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; - l art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del e successiva di chiarimenti n. 58 del , esecutiva a norma di legge; - l art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del ; VISTO il decreto del Sindaco n. 9 del 09/06/2015 con il quale è stato conferito l incarico per posizione organizzativa ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del CCNL stipulato il 31/3/1999 all Arch. Elena Melloni con ruolo di Capo Settore V LL.PP. a decorrere dal 16/06/2015, in sostituzione dell Ing. S.G. temporaneamente assente; VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 08/04/2016 con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l esercizio 2016; VISTA la Determina del Responsabile del Settore V LL.PP. n.99 del 03/03/2015 con la quale è stato approvato il progetto definitivo esecutivo per l Intervento di demolizione e nuova costruzione del Centro Civico di Sant Agostino redatto dall Arch. Raffaella Malservisi in merito agli aspetti architettonici, dallo Studio Ingegneria Fiorini per le competenze strutturali ed impiantistiche e dallo Studio tecnico Geom. Corazza Andrea per il Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale, e costituito dagli elaborati recepiti agli atti con Prot del 28/11//2014 e successiva integrazione del 09/12/2014 di cui al ns. Prot , oltre che degli elaborati sostitutivi di cui al ns. Prot del 16/02/2015, per l importo complessivo di ,88; VISTA la Determina del Responsabile del Settore V LL.PP. n. 101 del 03/03/2015 con la quale: è stato disposto di procedere alla gara con una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dei sopraccitati artt. 57 e 122 del D.Lgs. 163/06 e
2 ss.mm.ii., nonché dell art. 15, comma 2 del Regolamento (Allegato E) del Programma regionale Opere Pubbliche Beni Culturali Edilizia scolastica Università; è stato approvato lo schema della lettera d invito da inviare ad almeno 10 operatori economici; DATO ATTO che con nota prot del 03/03/2015 è stata inviata tramite raccomandata A/R la lettera invito a 10 operatori economici iscritti all elenco di merito regionale, ai sensi del succitato Regolamento; ATTESO che ai lavori in oggetto sono stati assegnati il codice CUP I23G e CIG A7; CONSIDERATO che ad espletamento delle procedure di gara con verbale di gara del 10/04/2015 si è proceduto all aggiudicazione provvisoria dei lavori relativi all Intervento di demolizione e nuova costruzione del Centro Civico di San Carlo a seguito del sisma del maggio 2012 alla ditta MULINARI COSTRUZIONI GENERALI srl Bagnacavallo (RA); PRESO ATTO che con Determina del Responsabile del Settore V LL.PP. n. 198 del 23/04/2015 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori relativi all Intervento di demolizione e nuova costruzione del Centro Civico di San Carlo a seguito del sisma del maggio 2012 alla ditta MULINARI COSTRUZIONI GENERALI srl con sede a Bagnacavallo (RA), che ha offerto: - un ribasso del 14,62% sull importo a base d asta di ,25 per l importo di ,70 oltre agli oneri per la sicurezza per ,09 e quindi per un importo complessivo (Iva esclusa) di ,79 - un offerta temporale di 380 giorni naturali consecutivi; DATO ATTO che in forza della suddetta Determina è stata disposta la consegna dei lavori in data 28/05/2015 sotto riserva di legge, in pendenza della registrazione del contratto di appalto; RICHIAMATO il contratto Rep.n del 04/06/2016 con il quale la ditta aggiudicataria ha assunto i lavori in oggetto per l importo sopra riportato; PRESO ATTO che in data 4 giugno 2015 la Direzione Lavori ha redatto il Verbale di sospensione dei lavori, e che gli stessi sono ripresi in data 19 ottobre 2015 come verbalizzato dalla D.L. oltre che sottoscritto dall impresa costruttrice e dal RUP e nel quale risulta che il nuovo termine di ultimazione dei lavori viene fissato al 26/10/2016; VISTA la Determina del Responsabile del Settore V LL.PP. n. 114 del 23/03/2016 con la quale si è proceduto, a seguito di errore materiale, alla rettifica dei quadri economici ed all adeguamento delle imputazioni contabili pur mantenendo invariato l importo contrattuale dei lavori oltre all importo totale dei finanziamenti a carico del Commissario Delegato e a carico del Comune di Sant Agostino; VISTI i seguenti atti contabili relativi al 1 SAL dei lavori in oggetto redatti dalla Direzione Lavori Arch. Malservisi Raffaella e Ing. Mario Fiorini: - Libretto delle misure; - Registro di Contabilità; - Stato avanzamento lavori N.1;
3 - Certificato di pagamento N.1; PRESO ATTO delle Riserve allegate alla sottoscrizione del 1 SAL formulate dalla MULINARI COSTRUZIONI GENERALI srl in data 15/03/2016 e riportate sul Registro di Contabilità di cui: - Riserva n 1 - Maggiori onerisostenuti per lavori extracontratuali; - Riserva n 2 - Riconoscimento di un termine suppletivo per cause non imputabili all impresa; - Riserva n 3 - Mancata produzione; PRESO ATTO che la Direzione Lavori ha risposto in data 25/03/2016 alle Riserve formulate dall impresa MULINARI COSTRUZIONI GENERALI srl, redigendo una Relazione assunta agli atti con Prot.n. 5669, successivamente integrata con modifica di cui al Prot.n.7075 del 15/04/2016, ed allegata al Registro di Contabilità in cui risulta dettagliatamente motivato in parte l accoglimento ed in parte il mancato riconoscimento di quanto complessivamente richiesto; VISTO in particolare il primo Stato di Avanzamento dei Lavori N.1 per le opere di cui all oggetto, eseguite dalla ditta MULINARI COSTRUZIONI GENERALI srl di Bagnacavallo (RA), redatto e sottoscritto dalla Direzione Lavori e dall impresa esecutrice, dell importo di ,53 che al netto del ribasso del 14,62% sui lavori risulta quindi essere pari all importo di ,28, oltre ,86 per oneri sulla sicurezza, per complessivi ,14; VISTO il Certificato di pagamento N.1, redatto dal Responsabile del Procedimento, che liquida alla ditta MULINARI COSTRUZIONI GENERALI srl la somma di ,00, comprensiva della ritenuta a garanzia pari 0,5% di 768,37 e dell arrotondamento per difetto, oltre Iva 10% di ,00 e quindi per un importo complessivo di ,00; VISTA la fattura elettronica n.5e del 04/04/2016 emessa dalla ditta MULINARI COSTRUZIONI GENERALI srl dell importo di ,00 oltre IVA 10% di ,00 per complessivi ,00; RITENUTO di doversi provvedere in merito all approvazione dei suddetti atti contabili, accertata la regolarità degli stessi; DATO ATTO che il finanziamento dell opera è a valere in parte sulle risorse provenienti dal Fondo della ricostruzione di cui all art.2, comma 1, del DL n.74/2012, convertito con modificazioni dalla L.122/2012 quale contributo della Regione Emilia Romagna per le Opere Pubbliche inserite nei Piani annuali 2013/2014 ed in parte dalla quota assicurativa in carico al Comune di Sant Agostino; ACCERTATO che la somma da liquidare pari a ,00 riguarda le lavorazioni inserite nel Computo metrico delle opere oggetto del finanziamento regionale a carico del Commissario Delegato e trova quindi copertura finanziaria interamente sul Capitolo , Imp.320/2016, Sub.40/2016; RICHIAMATO il comma 2 dell art.23 bis del DL 90/2014 il quale dispone, per gli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'emilia-romagna danneggiate dal sisma del maggio 2012 (D.L. 74/2012), la non applicazione della nuova disciplina - introdotta dall'art. 9, comma 4, del decreto legge 66/2014, che ha modificato il comma 3- bis dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs.163/2006) - che prevede la
4 centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione; DATO ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con quanto previsto dall art. 9 del DL 78/2009 in materia di tempestività dei pagamenti; VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell azione amministrativa conseguente all adozione del presente atto, ai sensi dell art.147-bis del Tuel; D E T E R M I N A 1. DI APPROVARE i seguenti atti contabili relativi al 1 SAL dei lavori in oggetto redatti dalla Direzione Lavori Arch. Raffaella Malservisi e Ing. Mario Fiorini: - Libretto delle misure; - Registro di Contabilità; - Stato avanzamento lavori N.1 ed unico; - Certificato di pagamento N.1; 2. DI DARE ATTO alle Riserve allegate alla sottoscrizione del 1 SAL formulate dall impresa MULINARI COSTRUZIONI GENERALI srl in data 15/03/2016 ed allegate al Registro di Contabilità; 3. DI DARE ATTO della Relazione assunta agli atti con Prot.n del 25/03/2016 successivamente integrata con modifica di cui al Prot.n.7075 del 15/04/2016, redatta dalla Direzione Lavori in risposta alle Riserve formulate dall impresa MULINARI COSTRUZIONI GENERALI srl ed allegate al Registro di Contabilità, in cui risulta dettagliatamente motivato in parte l accoglimento ed in parte il mancato riconoscimento di quanto complessivamente richiesto e di condividerne completamente i contenuti,; 4. DI APPROVARE lo Stato di Avanzamento Lavori N.1 per le opere di cui all oggetto, eseguiti dalla ditta MULINARI COSTRUZIONI GENERALI srl di Bagnacavallo (RA), redatto e sottoscritto dalla Direzione Lavori e dall impresa esecutrice, dell importo di ,53 che al netto del ribasso del 14,62% sui lavori risulta quindi essere pari all importo di ,28, oltre ,86 per oneri sulla sicurezza, per complessivi ,14; 5. DI APPROVARE il Certificato di pagamento N.1, redatto dal Responsabile del Procedimento, che liquida alla ditta MULINARI COSTRUZIONI GENERALI srl la somma di di ,00, comprensiva della ritenuta a garanzia pari 0,5% di 768,37 e dell arrotondamento per difetto, oltre Iva 10% di ,00 e quindi per un importo complessivo di ,00; 6. DI LIQUIDARE, pertanto, alla ditta MULINARI COSTRUZIONI GENERALI srl la fattura elettronica n. 5E del 04/04/2016 dell importo di ,00 oltre IVA 10% di ,00 per complessivi ,00, a valere interamente sul contributo a carico
5 del Commissario Delegato della Regione Emilia Romagna assunto sul Capitolo , Imp.320/2016, Sub.40/2016; 7. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all Ufficio ragioneria per l emissione del mandato di pagamento e relative annotazioni nelle scritture contabili, ai sensi di quanto disposto dall art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000; 8. DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell azione amministrativa conseguente all adozione del presente atto, ai sensi dell art. 147 bis del TUEL; IL CAPO SETTORE F.to MELLONI ELENA
COMUNE DI MISSAGLIA PROVINCIA DI LECCO Lavori Pubblici manutenzioni N.31 Reg. del 09-02-2016 Oggetto: LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DEL PREZZO DELL' IMPORTO DI CONTRATTO LAVORI DI AMPLIAMENTO e RAZIONALIZZAZIONE

References: art. 107
 art. 25
 art. 42
 art. 15
 art.2
 art.23
 art. 9
 art.147
 art. 185
 art. 147