Source: http://docplayer.fr/12951152-Amenagement-de-l-eclairage-public-de-la-rue-principale-et-de-la-route-des-romains.html
Timestamp: 2018-05-20 19:45:15+00:00

Document:
Aménagement de l éclairage public de la rue Principale et de la route des Romains - PDF
Download "Aménagement de l éclairage public de la rue Principale et de la route des Romains"
1 MAITRE D OUVRAGE : COMMUNE DE HURTIGHEIM Aménagement de l éclairage public de la rue Principale et de la route des Romains C.C.A.P. Cahier des Clauses Administratives Particulières Le 20 avril 2015 MAITRE D ŒUVRE : MAITRE D OUVRAGE : ECOTRAL Commune de HURTIGHEIM 5 rue Gustave Adolphe Hirn 5 rue Principale Strasbourg Cedex HURTIGHEIM Tél : Tél : Fax : Fax : /6
2 ARTICLE 1 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Par dérogation au 4.1 de l article 4 du cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G. Travaux 2009) applicable au marchés publics de travaux, le marché est constitué et régi par les pièces contractuelles énumérées ci-dessous : Les pièces particulières: l'acte d'engagement (A.E), le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) dont l'exemplaire conservé dans les archives du maître d ouvrage fait seul foi, le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P) Éclairage public et le descriptif quantitatif joint. Le détail estimatif quantitatif (D.Q.E) le(s) plan(s) annexé(s) au C.C.T.P, Les pièces générales: le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (C.C.A.G Travaux 2009). le cahier des clauses techniques générales - Réseaux d éclairage public - conception et réalisation (Documents réputés connus, non joints) ARTICLE 2 - RETENUE DE GARANTIE Une retenue de garantie égale à 5 % du montant initial du marché, augmenté le cas échéant du montant des avenants, sera appliquée conformément aux dispositions des articles 101, 102 et 103 du Code des Marchés Publics La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures et services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie. La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues à l article 102 du Code des Marchés Publics Cette garantie ou cette caution doit être constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte. En cas d'avenant, elle doit être complétée dans les mêmes conditions. Dans l'hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée dans ce délai, la retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée et le titulaire perd jusqu'à la fin du marché la possibilité de substituer une garantie à première demande ou une caution à la retenue de garantie. La retenue de garantie est remboursée, ou les personnes ayant accordée leur caution ou leur garantie à première demande, sont libérées au plus tard un mois après l expiration du délai de garantie. Si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux personnes ayant accordées leur caution ou leur garantie et si elles n ont pas été levées avant la date d expiration du délai de garantie, la retenue de garantie est remboursée ou les personnes libérées au plus tard un mois 2/6
3 après la date de leur levée. Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l engagement des personnes susmentionnées que par mainlevée délivrée par la personne public contractante. 1. Généralités ARTICLE 3 - REGLEMENT DES COMPTES Par dérogation au 11.1 de l'article 11 du C.C.A.G Travaux 2009, applicable aux marchés publics de travaux si le délai d'exécution du marché ne dépasse pas 1 mois, il est stipulé que les comptes seront réglés en une seule fois. Les prestations qui ont donné lieu à un commencement du marché ouvrent droit à des acomptes. Le montant d un acompte ne doit en aucun cas excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois. Ce maximum est ramené à un mois lorsque le titulaire du marché est une petite et moyenne entreprise dans les conditions prévues par l article 89 du Code des Marchés Publics ou une société coopérative ouvrière de production. Les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnées le mandatement et le paiement sont les suivantes : les demandes de paiements sont adressées au Maître d Ouvrage responsable, après vérification des quantités et de la bonne exécution des travaux, du mandatement des sommes dues ; pour toute demande de paiement supérieur à 70 % du montant initial du marché ttc, la situation d acompte doit comprendre un état liquidatif global des prestations exécutées depuis le début du marché par catégories de prestations à l intérieur d un même lot ou d un même poste. 2. Règlement des comptes du titulaire Le point de départ du délai global de paiement est la date de réception de la demande de paiement par le Maître d Ouvrage. Toutefois, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date d acceptation du décompte général et définitif. La date de réception de la demande de paiement et la date d exécution des prestations sont constatées par l ordonnateur. A défaut, c est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi. En cas de litige, il appartient au titulaire de la commande d administrer la preuve de cette date. En cas de versement d une avance forfaitaire, le délai global de paiement de celle-ci court à partir de la notification de l acte qui emporte commencement d exécution des travaux (Ordre de Service n 1) transmis au titulaire par le Maître d Ouvrage, ou à défaut à partir de la date de notification du marché. Le délai global de paiement expire à la date du règlement par le comptable au sens de l article 15 du décret du 4 février Règlement des comptes du sous-traitant Le délai global de paiement du sous-traitant payé directement par la personne publique est identique à celui prévu au marché pour le paiement du titulaire. 3/6
4 Le délai global de paiement du sous-traitant court à partir de la réception par le Maître d Ouvrage de sa demande de paiement, telle que transmise par le titulaire du marché. 4. Intérêts moratoires Le défaut de paiement dans les délais prévus à l acte d engagement fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l expiration du délai global jusqu à la date de mise en paiement du principal incluse. Les intérêts moratoires ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A). Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l acompte et du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d actualisation et de pénalisation. Le taux des intérêts moratoires est celui de l intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points. En outre, il est fait application du décret du 21 février 2002 (Journal Officiel du 22 février 2002) ARTICLE 4 - ACTUALISATION DES PRIX Le prix H.T. initial du marché est celui indiqué sur l'acte d'engagement. Ce prix est réputé avoir été établi à la date indiquée par le titulaire sur l'acte d'engagement. Toutefois, si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date d'établissement du prix initial et la date d'effet de l'acte portant commencement d'exécution des prestations fixée par l'ordre de service, ce prix initial sera actualisé aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de 3 mois à cette dernière date selon la formule suivante : P = P o x TP 12 (n1-3) Dans laquelle : P P o TP 12 no TP 12 (n1-3) TP 12 no = prix de règlement calculé après application de la formule d'actualisation, = prix initial h.t. du marché, = valeur initiale de l'index national de prix de travaux publics TP 12 «réseaux d'électrification avec fournitures» publiée au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et correspondant au dernier indice connu à la date de signature par le titulaire de l acte d engagement, = valeur finale de l'index national de prix de travaux publics TP 12 «réseaux d'électrification avec fournitures» (publiée au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) correspondant à une date antérieure de trois mois à la date d'effet de l'acte portant commencement d'exécution des prestations. 4/6
5 ARTICLE 5 - AVANCE FORFAITAIRE Une avance dite «avance forfaitaire» est accordée au titulaire du marché dans les conditions prévues par l article 87 du Code des Marchés Publics. ARTICLE 6 - AVANCE FACULTATIVE Par dérogation au 11.5 de l'article 11 du C.C.A.G., il n'est pas accordé d'avance facultative Délai d'exécution Marché sans tranche ARTICLE 7 - DELAI D'EXECUTION - PENALITES Par dérogation à l alinéa 2 du de l article 19 du C.C.A.G Travaux 2009, le délai d'exécution des travaux est celui figurant dans l acte d engagement Marché à tranches Ces mêmes modalités s appliquent. Un ordre de service spécifique sera notifié au titulaire du marché pour chaque tranche conditionnelle. Lorsqu une tranche conditionnelle est affermie avec retard ou n est pas affermie, le titulaire ne peut bénéficier d une indemnité d attente ou d une indemnité de dédit Pénalités de retard Par dérogation de l'article 20 du C.C.A.G. Travaux 2009 alinéa 20.1, le maître de l'ouvrage, sur simple proposition écrite de l Assistant Maître d Ouvrage, se réserve le droit d'appliquer de plein droit et sans autre formalité des pénalités fixées à 300 HT par jour de retard calendaire dans l exécutions des travaux Délais et retenues pour remise des documents fournis pendant et après exécution Par dérogation à l'article 40 du C.C.A.G. Travaux 2009, tous les documents fournis après exécution seront remis au maître d ouvrage au plus tard à la demande de réception des travaux. Par dérogation de l'article 20 du C.C.A.G. Travaux 2009 alinéa 20.6, le maître de l'ouvrage, sur simple proposition écrite de l Assistant Maître d Ouvrage, se réserve le droit d'appliquer de plein droit et sans autre formalité des pénalités fixées à 300 HT par jour de retard calendaire dans la remise de document, pendant ou après exécutions Absence aux réunions de chantier Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'appliquer de plein droit une pénalité de 76 HT par absence aux réunions de chantier. 5/6
6 ARTICLE 8 - ASSURANCES Dans un délai de 15 jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les cotraitants doivent justifier qu ils ont contracté pour eux-mêmes et leurs sous-traitants éventuels les assurances pour couvrir : les responsabilités envers le tiers (dont le maître d ouvrage ainsi que leurs préposés) pour tout dommage corporel, matériel et immatériel, quel qu ils soient, à l occasion des travaux ; les biens susceptibles d être sinistrés à l occasion des travaux ; les responsabilités de bon fonctionnement et décennale ainsi que tout dommage immatériel s y rattachant et ce par un contrat de capitalisation. ARTICLE 9 - RECAPITULATIF DES DEROGATIONS Le présent C.C.A.P. déroge aux articles du C.C.A.G. Travaux 2009 applicable aux Marchés Publics des travaux suivants : de l'article de l'article de l'article alinéa 2 de l'article de l'article de l'article 20 - l article 40 A..., le... Le titulaire : 6/6

References: l'article 11
 l'article 11
 l'article 20
 l'article 40
 l'article 20
 l'article 20