Source: http://docplayer.it/9699830-Sud-ovest-engineering-s-r-l-viale-marconi-87-09131-cagliari-1.html
Timestamp: 2017-10-23 23:15:02+00:00

Document:
SUD OVEST ENGINEERING S.r.l. - Viale Marconi 87, Cagliari 1 - PDF
SUD OVEST ENGINEERING S.r.l. - Viale Marconi 87, Cagliari 1
Download "SUD OVEST ENGINEERING S.r.l. - Viale Marconi 87, 09131 Cagliari 1"
2 INDICE PREMESSA... 1 STATO DI FATTO DEI LUOGHI E DELLE OPERE... 1 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO... 2 RISPONDENZA DEL PROGETTO ESECUTIVO RISPETTO AI PRECEDENTI LIVELLI DI PROGETTAZIONE... 4 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI, FINALITÀ, OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI... 4 INQUADRAMENTO NORMATIVO... 4 STUDIO DI FATTIBILITÀ... 5 DOCUMENTI DI PROGETTO (artt. 24, 33 DEL D.P.R. 207/2010)... 6 CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE... 6 QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO... 7
3 PREMESSA La presente relazione è parte integrante del progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione dei lavori di RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AREE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, che costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Ai sensi del combinato disposto dell art. 93 del D.Lgs 163/2006 e dell art. 15, comma 3, del D.P.R. 207/2010, in relazione al tipo, all importanza e alla complessità dell intervento oggetto del presente progetto è stata valutata l opportunità di ridurre gli elaborati progettuali e/o accorpare alcuni di essi, avendo cura che gli stessi contengano gli elementi tecnici essenziali e i contenuti previsti dalla norma soprarichiamata. Il progetto pertanto in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, è stato esteso in un unica fase definitivaesecutiva, esso si compone, ai sensi dell art. 24 e 33 del D.P.R. 207/2010, dei seguenti elaborati: 1. Elaborato A1 relazione generale 2. Elaborato A2 relazione tecnica 3. Elaborato B1 elenco prezzi unitari 4. Elaborato B2 analisi dei prezzi 5. Elaborato B3 computo metrico estimativo 6. Elaborato B4 stima dei costi della sicurezza 7. Elaborato B5 stima della quantità di manodopera 8. Elaborato B6 cronoprogramma 9. Elaborato B7 quadro economico 10. Elaborato C1.a schema di contratto 11. Elaborato C1.b capitolato speciale di appalto 12. Elaborato C2 piano di manutenzione dell opera 13. Elaborato C3 piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo dell opera 14. Tavole 01 inquadramento e stato di fatto 15. Tavola 02 stato di progetto e particolari di dettaglio. Col presente progetto si intende dare attuazione ad una serie di interventi per la riqualificazione urbana delle aree di edilizia residenziale del Comune di Gonnoscodina, ubicate nella Via Sardegna e Via Oristano. Per la realizzazione dell intervento il Comune ha a disposizione ,00, la cui copertura finanziaria è garantita in parte da fondi di bilancio comune e in parte da un finanziamento regionale dell Assessorato dei Lavori Pubblici. STATO DI FATTO DEI LUOGHI E DELLE OPERE L intervento proposto prevede la riqualificazione urbana delle aree di edilizia residenziale pubblica, ubicate nella parte nord dell abitato di Gonnoscodina, nella Via Sardegna e Via Oristano. Allo stato attuale la zona si presenta molto degradata con la viabilità sconnessa ed in avanzato stato di usura, i marciapiedi da riqualificare e in parte da completare nelle pavimentazioni, le aree verdi da riqualificare e la pubblica illuminazione da sostituire e integrare. SUD OVEST ENGINEERING S.r.l. - Viale Marconi 87, Cagliari 1
4 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO SUD OVEST ENGINEERING S.r.l. - Viale Marconi 87, Cagliari 2
5 SUD OVEST ENGINEERING S.r.l. - Viale Marconi 87, Cagliari 3
6 RISPONDENZA DEL PROGETTO ESECUTIVO RISPETTO AI PRECEDENTI LIVELLI DI PROGETTAZIONE Il progetto preliminare è stato approvato con deliberazione G.C. n. del per un importo totale di quadro economico di ,00 dei quali ,00 per lavori da appaltare. In seguito all approvazione del progetto preliminare il comune ha presentato istanza di finanziamento alla Regione Sardegna con l intenzione di garantire la copertura finanziaria dell intervento con ,00 di fondi regionali e ,00 di fondi comunali. A conclusione dell istruttoria da parte della regione sardegna il comune è risultato beneficiario del finanziamento, che però è stato rimodulato da ,00 a ,00 ; questo ha comportato una minore disponibilità finanziaria per la realizzazione dell intervento ridottasi da ,00 a ,00. Il presente progetto definitivo-esecutivo è stato redatto nel rispetto delle indicazioni emerse nel corso dei vari sopralluoghi effettuati e conformemente alle prescrizioni del progetto preliminare approvato. Rispetto ai precedenti livelli di progettazione approvati non si riscontrano variazioni e differenze tecniche essenziali. Sotto l aspetto economico si hanno variazioni di costo e l importo complessivo dell intervento è stato ridotto a ,00 euro. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI, FINALITÀ, OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI Per la riqualificazione dell area oggetto di intervento si prevedono i seguenti interventi sulle opere di urbanizzazione primaria: VIABILITÀ Bonifica e sistemazione di alcuni tagli stradali trasversali Messa quota e in sicurezza di chiusini e griglie Realizzazione di manto di usura stradale in conglomerato bituminoso Realizzazione di muro in c.a. a completamento delle recinzioni dei lotti ILLUMINAZIONE Installazione di nuovi punti luce con tecnologia a LED Realizzazione impianto di illuminazione area sistemata a verde. INQUADRAMENTO NORMATIVO Il progetto trova fondamento nella seguente normativa: a Opere pubbliche D.M. LL.PP. 145/2000 s.m.i.; D.Lgs 163/2006 s.m.i.; L.R. 5/2007 s.m.i.; D.P.R. 207/2010 s.m.i.; b Sicurezza Tutte le fasi lavorative saranno separate per tipologia e classi di lavoro e opportunamente coordinate nel pieno rispetto della norma sulla sicurezza dei cantieri e sulla sicurezza e salute dei lavoratori: D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.. c Opere architettoniche D.M. 14/01/2008: Norme tecniche delle costruzioni e s.m.i.; Circolare 617 del 02/02/2009: Istruzioni per l applicazione delle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008. d Impianti Gli impianti sono stati progettati nell'osservanza delle seguenti Leggi, Decreti, Circolari, Norme UNI EN e Norme CEI nel loro insieme e con particolare riferimento alle Leggi e Norme sotto elencate: Legge 1/3/1968, n 186: Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchi, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici e s.m.i.; SUD OVEST ENGINEERING S.r.l. - Viale Marconi 87, Cagliari 4
7 Decreto Legislativo 9/4/2008, n 81: "Attuazione dell art. 1 della legge 3/8/2007 n 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.; Norma CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua ; Guida CEI 0-10: Manutenzione degli impianti elettrici ; Norma CEI 11-17: Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica - Linee in cavo ; Norma CEI EN 60439: Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione ; Norme CEI-UNEL 35026: Cavi elettrici ; Norme CEI 20-20: Cavi elettrici ; Norma CEI 34-21: Apparecchi d illuminazione ; Norma CEI 34-24: Lampade a vapori di sodio alta pressione ; Norma CEI 34-63: Ausiliari per lampade ; Norma UNI EN 40-2: Pali per illuminazione pubblica ; Norma CEI 70-1: Gradi di protezione degli involucri (Codice IP) ; UNI 7543: Colori e segnali di sicurezza ; UNI 7544: Segnali di divieto ; Linee guida regionali per la riduzione dell inquinamento luminoso e relativo consumo energetico (ai sensi dell art. 19 c. 1. della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2); Direttiva europea 2005/32/CE del 6 luglio 2005 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ; Direttiva europea 2006/32/CE del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici ; Risoluzione approvata dall Assemblea Generale dell Unione Astronomica Internazionale, e richiamata nel Protocollo di Kyoto, sul mantenimento e la salvaguardia dell oscurità del cielo notturno, anche ai fini della riduzione dei relativi consumi energetici; Art. 118 della Costituzione sui principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, che impongono l attribuzione di specifiche funzioni amministrative alle Province allorché sia necessario per assicurarne l esercizio in forma unitaria; Art. 20 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, relativamente ai Compiti di programmazione ; Decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.; D.P.R. 495/92 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.; Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 novembre 2001 recante Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade e s.m.i.; Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna (PEARS); Art. 21 della Legge Regionale n. 9 del 12 giugno 2006 Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali, relativamente alla Energia, conferimenti agli enti locali ; Norma UNI e EN Illuminazione stradale ; P.R.I.C. Piano regolatore illuminazione pubblica comunale. Tutti gli impianti saranno realizzati in conformità alle norme CEI, guide incluse, alle norme UNI EN e nel rispetto di tutta la legislazione vigente alla data d esecuzione delle opere. Saranno utilizzati componenti rispondenti alle relative Norme CEI e dovranno comunque avere marchio CE e preferibilmente anche il marchio IMQ o equivalente. STUDIO DI FATTIBILITÀ Nelle varie fasi delle operazioni progettuali si è provveduto ad individuare le varie lavorazioni sulla base: del quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire; delle caratteristiche qualitative e funzionali dell opera. La presente relazione espone le ragioni delle scelte progettuali effettuate, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, dei suoi costi e illustra le caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, nel pieno rispetto della normativa vigente. SUD OVEST ENGINEERING S.r.l. - Viale Marconi 87, Cagliari 5
8 Gli indirizzi di redazione del progetto sono stati impostati nel rispetto del documento preliminare alla progettazione, delle indicazioni emerse nel corso dei vari sopralluoghi effettuati per rilevare lo stato di fatto dei luoghi e le varie problematiche inerenti il tipo di intervento, e secondo le indicazioni dell Amministrazione Committente. Le aree e gli immobili oggetto d intervento sono nella piena e totale disponibilità dell Amministrazione Committente, Comune di Gonnoscodina. Durante la fase di cantiere le lavorazioni saranno articolate in modo da non determinare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e per gli operatori di cantiere, soprattutto nelle fasi di ingresso e uscita dal cantiere nella pubblica via e nelle fasi di lavorazione che possano interessare indirettamente le strade adiacenti, attraverso percorsi alternativi protetti. I disegni allegati al progetto forniscono chiara e dettagliata illustrazione delle soluzioni proposte, con l individuazione puntuale degli interventi da realizzare e sintesi dello stato attuale con documentazione fotografica allegata. Sulla base dello studio condotto e in funzione della documentazione acquisita in relazione al tipo di intervento previsto si può affermare che le opere in progetto non interferiscono con altre strutture a rete e/o infrastrutture e impianti gestiti da altri Enti e/o operatori dei pubblici servizi. In relazione allo studio condotto e sulla base della documentazione acquisita in relazione al tipo di intervento si può affermare che sull area e immobili interessati dai lavori sussistono i seguenti vincoli: nessuno. Sulla base dei vincoli presenti si rende necessario acquisire i seguenti pareri e/o nulla osta: nessuno. DOCUMENTI DI PROGETTO (artt. 24, 33 DEL D.P.R. 207/2010) In conformità al dettato normativo sulla base della natura e della destinazione dell opera, dei vincoli eventualmente presenti e delle lavorazioni previste non ricorrono le condizioni per supportare la progettazione delle seguenti relazioni specialistiche: relazione sismica relazione archeologica relazione idrologica e idraulica relazione geologica e geotecnica relazione del traffico La progettazione sarà invece supportata delle seguenti relazioni specialistiche: relazione tecnica generale Non ricorrono le condizioni per redigere lo studio di prefattibilità ambientale previsto dall art. 20 del D.P.R. 207/2010, come evidenziato nella premessa in quanto la presente sezione assolve a tale obbligo. Non essendo prevista l acquisizione di aree e/o immobili per la realizzazione dell opera non ricorrono le condizioni per redigere il piano particellare di esproprio. Durante la fase di progettazione è stata effettuata la valutazione sull occorrenza del progetto della sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008, sulla base delle lavorazioni previste, della consistenza del cantiere e alla percentuale di manodopera prevista, ed inoltre essendo prevista la presenza anche non contemporanea di più imprese durante l esecuzione dei lavori ricorrono le condizioni per redigere il piano di sicurezza e coordinamento. Con riferimento alle interferenze e relative ipotesi di risoluzione delle principali interferenze riscontrate e preventivo di costo, si rimanda al piano di sicurezza e coordinamento. CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE SUD OVEST ENGINEERING S.r.l. - Viale Marconi 87, Cagliari 6
9 Il tempo massimo di completamento di tutte le fasi attuative, approvazione progetto, rilascio di tute le autorizzazioni, affidamento, esecuzione e collaudo, può essere stimato in mesi in 7 mesi così suddivisi: DESCRIZIONE TEMPO (gg) Approvazione progetto definitivo-esecutivo 10 Attestazione del direttore dei lavori sull accessibilità delle aree, affidamento dei lavori e stipula del contratto. 60 Consegna ed Esecuzione dei lavori 90 Stato finale dei lavori e collaudo 20 Rendicontazione dell opera e messa in esercizio 30 DESCRIZIONE TEMPO Approvazione progetto definitivo-esecutivo Attestazione del direttore dei lavori sull accessibilità delle aree, affidamento dei lavori e stipula del contratto Consegna dei lavori SAL N SAL N Fine lavori, stato finale dei lavori e collaudo Rendicontazione e messa in esercizio QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO Dall analisi delle opere, la spesa complessiva prevista per la realizzazione dell intervento ammonta a ,00 e risulta ripartita così come segue: DESCRIZIONE IMPORTI Lavori (materiali, noli, attrezzature e somministrazioni) ,18 Costo del personale - manodopera ,82 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d asta 1.000,00 Sommano lavori a corpo ,00 Spese Tecniche (compreso oneri previdenziali) 5.000,00 Incentivo di cui all'art. 92 D.Lgs 163/2006, art. 12 L.R. 5/2007 R.U.P ,00 Altre spese generali e somme a disposizione 2.313,28 IVA 10% sui lavori 6.600,00 IVA 22% su spese tecniche e altre spese 1.166,72 Sommano somme a disposizione ,00 Totale Progetto ,00 L importo dei lavori è stato dedotto mediante computo metrico estimativo redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell'elaborato elenco dei prezzi unitari. I prezzi unitari sono dedotti in parte dal Prezzario dei Lavori Pubblici in vigore nella Regione Sardegna e in parte determinati mediante analisi: applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini della locale camera di commercio e/o dai prezzi correnti di mercato aggiungendo ulteriormente una percentuale del 15% per spese generali, nella cui fattispecie rientrano tutte le spese di cui al comma 4 dell art. 32 del D.P.R. 207/2010 aggiungendo infine una percentuale del 10% per l utile dell'esecutore. Il contratto dei lavori sarà stipulato a corpo e gli stessi sono ascrivibili alle seguenti categorie: OG3 opere stradali: ,00 prevalente, OG10 opere impiantistiche: ,00 scorporabile. SUD OVEST ENGINEERING S.r.l. - Viale Marconi 87, Cagliari 7
10 Risultando l importo totale dell opera inferiore a ,00, ai sensi dell art 128 del D.Lgs 163/2006, non è necessario inserirla nel programma triennale delle opere pubbliche aggiornando il relativo programma annuale. Il Progettista Dott. Ing. Andrea Lostia SUD OVEST ENGINEERING S.r.l. - Viale Marconi 87, Cagliari 8

References: art. 93
 art. 15
 art. 24
 art. 1
 art. 19
 Art. 118
 Art. 20
 Art. 21
 art. 20
 art. 12
 art. 32