Source: http://exploredoc.com/doc/9100736/werkvertrag--%C3%BCberschreitung-des-kostenvoranschlags---wenu..
Timestamp: 2017-12-16 20:49:30+00:00

Document:
Werkvertrag: Überschreitung des Kostenvoranschlags - Wenusch-RA
ZRB 2015 / 2
Werkvertrag: Überschreitung des Kostenvoranschlags
1. Der Unternehmer muss selbst bei einem Kostenvorschlag ohne Gewährleistung eine beträchtliche Überschreitung unverzüglich anzeigen. Unterlässt er dies, verwirkt er jeden Anspruch
wegen Mehrarbeit, selbst dann, wenn der Besteller eine beträchtliche Überschreitung des
Kostenvoranschlags aus den Umständen vermuten musste.
2. Wenn die Umstände, die zu Mehraufwendungen führen, in der Sphäre des Bestellers liegen,
ist die unverzügliche Anzeige der Überschreitung des Kostenvoranschlags entbehrlich.
3. Wo die Ermittlung des Entgeltsanspruchs nach der Natur des Geschäfts und den Umständen
des Falls eine genaue Abrechnung der erbrachten Leistungen und aufgewendeten Kosten voraussetzt, ist die Fälligkeit des Entgelts aber mit der ordnungsgemäßen Rechnungslegung verknüpft; ansonsten ist eine Verpflichtung des Unternehmers zu einer genauen Detaillierung des
Entgelts für seine zur Erbringung des Werks erforderlichen Einzelleistungen nicht gegeben.
4. Aus von der örtlichen Bauaufsicht erteilten Rechnungsfreigaben lässt sich kein einen selbständigen Verpflichtungsgrund bildendes Anerkenntnis ableiten, liegt darin doch bloß die Erklärung
des vom Bauherrn Beauftragten, bestimmte Rechnungsbeträge als angemessen zu erachten.
OGH 17.9.2014, 4 Ob 128/14y
Deskriptoren: Werkvertrag, Kostenvoranschlag, Einheitspreisvertrag, Abrechnung, Fälligkeit; § 1070a
Die Vorinstanzen wiesen die Klage auf Zahlung restlichen Werklohns wegen diverser Mehr- und Zusatzleistungen mit der wesentlichen Begründung ab, der klagende Werkunternehmer habe einerseits die beträchtliche
Überschreitung des Kostenvoranschlags dem beklagten
Werkbesteller nicht mitgeteilt und andererseits eine
nicht nachvollziehbare Rechnung gelegt, weshalb der
Werklohn mangels ordnungsgemäßer Rechnungslegung
nicht fällig geworden sei.
Die außerordentliche Revision der Klägerin wird mangels der Voraussetzungen des § 502 Abs 1 ZPO zurückgewiesen.
Der von der Klägerin erhobene Entgeltanspruch beruht
einerseits auf von ihr behaupteten Mehrkosten für das
dem Kostenvoranschlag und dem [Ver]trag zugrunde
liegende Werk und andererseits auf vom Beklagten über
den ursprünglichen [Ver]trag hinausgehend be[stell]ten
Der Unternehmer muss selbst bei einem Kostenvorschlag ohne Gewährleistung eine beträchtliche
Überschreitung unverzüglich anzeigen. Unterlässt er
dies, verwirkt er jeden Anspruch wegen Mehrarbeit,
selbst dann, wenn der Besteller eine beträchtliche
Überschreitung des Kostenvoranschlags aus den Umständen vermuten musste (RIS-Justiz RS0022018). Erweist sich ein gegenüber dem Kostenvoranschlag
zusätzlicher oder andersartiger Aufwand an Arbeit
und Material als unvermeidlich, um das ursprünglich
vereinbarte Werk herstellen zu können, was zu einer
beträchtlichen Überschreitung des Kostenvoranschlags
führen muss, dann genügt das Einverständnis des
Bestellers mit diesem zusätzlichen oder andersartigen
Aufwand allein noch nicht, um annehmen zu können,
der Besteller habe damit die Mehrkosten ungeachtet
des Unterbleibens einer Anzeige des Unternehmers im
Sinn des § 1170a Abs 2 ABGB übernehmen wollen.
Nur, wenn der Besteller in einem solchen Fall nach den
Umständen zweifelsfrei (§ 863 ABGB) einer Vertragsänderung sowohl hinsichtlich des herzustellenden
Werks als auch hinsichtlich des dafür gebührenden
Werklohns zustimmt, wird eine neue Vertragslage und
dadurch eine neue Sach- und Rechtslage geschaffen,
sodass § 1152 ABGB zur Anwendung kommt (RISJustiz RS0014171). Auf die Gründe der Überschreitung des Voranschlags kommt es nicht an, insbesondere spielt es keine ausschlaggebende Rolle, ob die
Überschreitung auf notwendige Mehrarbeiten oder auf
ein Steigen der Rohstoffpreise und Löhne zurückgeht.
Die Folge der Unterlassung der unverzüglichen Anzeige ist der Verlust jeden Mehranspruchs (RIS-Justiz
RS0022072). Nur wenn die Umstände, die zu Mehraufwendungen führen, in der Sphäre des Bestellers liegen, ist nach der Rechtsprechung die unverzügliche
Anzeige der Überschreitung des Kostenvoranschlags
entbehrlich (RIS-Justiz RS0021954, RS0028222,
RS0022089).
In diesem Fall steht fest, dass die Mehrkosten zum überwiegenden Teil nicht auf erteilte Zusatzaufträge zurückzuführen sind, sondern einerseits auf Umständen
beruhen, die aus der Unternehmersphäre stammen (unrichtige Massen- und Mengenkalkulation im Leistungsverzeichnis) und andererseits auf für den Besteller nicht
vorhersehbaren Umständen (Erschwernisse für Materialtransport, Arbeiten in Überhöhen, abschnittsweises
Arbeiten). In Bezug auf die verlängerte Bauzeit steht
nicht im Einzelnen fest, auf welche Umstände dies
zurückzuführen ist. Dass Ursache die eindeutig in die
Bestellersphäre fallenden Zusatzaufträge wären, ergibt
sich aus den von den Vorinstanzen getroffenen Feststellungen nicht. Der von der Klägerin dem Berufungsgericht vorgeworfene Widerspruch zu den Grundsätzen
der Rechtsprechung ist daher nicht zu erkennen; insbesondere geht der Pauschalvorwurf der Revisionswerberin, die Mehrkosten gegenüber dem Grund[ver]
trag stammten zur Gänze aus der Bestellersphäre,
ins Leere. Auf die in der Literatur geäußerte Kritik
an der vorher zitierten Rechtsprechung (Rebhahn in
Schwimann3 § 1170a Rz 6; § 1168 Rz 46 mwN; M.
Bydlinski in KBB4, § 1170a Rz 9) braucht daher nicht
näher eingegangen zu werden.
Sowohl für die Mehrkosten für das dem ursprünglichen
[Ver]trag entsprechende Werk als auch für die geltend
gemachten Entgelte für Zusatzaufträge haben die Vorinstanzen die Fälligkeit der erhobenen Werklohnforderung mangels nachvollziehbarer Abschlussrechnung
Der Oberste Gerichtshof hat wiederholt ausgesprochen,
dass eine Verpflichtung des Unternehmers zu einer
genauen Detailierung des Entgelts für seine zur Erbringung des Werks erforderlichen Einzelleistungen nicht
gegeben ist, weil durch die Übermittlung der Rechnung
der Besteller nur über die Höhe des vorher nicht fix vereinbarten, vom Unternehmer begehrten Entgelts in Kenntnis gesetzt werden soll. Es genügt, wenn der Unternehmer die von ihm erbrachten Leistungen einzeln anführt
und für das Werk ein Gesamtentgelt berechnet, das der
Besteller auf seine Angemessenheit überprüfen kann
(RIS-Justiz RS0021908). Die von den Parteien vereinbarten Kriterien zur Entgeltsbestimmung sind zu
berücksichtigen (5 Ob 571/79). Wo die Ermittlung des
Entgeltanspruchs nach der Natur des Geschäfts und den
Umständen des Falls eine genaue Abrechnung der erbrachten Leistungen und aufgewendeten Kosten
voraussetzt, ist die Fälligkeit des Entgelts aber mit der
ordnungsgemäßen Rechnungslegung verknüpft (RIS-
Justiz RS0017592). Da in diesem Fall ein Werkvertrag
in Form eines Einheitspreisvertrags geschlossen wurde
und auch für die Zusatzaufträge keine Pauschalpreisvereinbarung vorliegt, ist die Höhe des Werklohns vom
Umfang der erbrachten Leistungen abhängig und eine
genaue Abrechnung erforderlich (vgl 8 Ob 114/11i;
3 Ob 146/99p). Eine detaillierte Rechnung liegt vor,
wenn unter Berücksichtigung der Art und des Umfangs
des Werks sowie des Einblicks des Bestellers dieser ausreichend über die Berechnungsunterlagen informiert
wird, sodass er die Möglichkeit der Prüfung der
Angemessenheit des Gesamtentgelts besitzt. Ob diese
Anforderungen erfüllt sind, ist nach den Umständen des
Einzelfalls zu beurteilen (RIS-Justiz RS0021946).
Die Beurteilung des Berufungsgerichts, dass aus der
Schlussrechnung nicht nachvollzogen werden kann,
welche Kosten im Einzelnen auf die Zusatz[ver]träge
entfallen und welche auf die Mehrkosten in Bezug auf
den Grund[ver]trag, weshalb eine Angemessenheitsprüfung nicht durchgeführt werden kann, ist jedenfalls vertretbar. Es bildet daher keine vom Obersten Gerichtshof
im Interesse der Rechtssicherheit aufzugreifende Fehlbeurteilung, wenn die Vorinstanzen die gesamte geltend
gemachte restliche Werklohnforderung als nicht fällig
beurteilten. Mangelnde Fälligkeit der Werklohnforderung bewirkt zwar nicht die von der Revisionswerberin
beanstandete berufungsgerichtliche Beurteilung der
Klage als unschlüssig, ändert aber nichts an der fehlenden Berechtigung des erhobenen Klagebegehrens.
Entgegen den Revisionsausführungen lässt sich aus von
der örtlichen Bauaufsicht erteilten Rechnungsfreigaben
kein einen selbständigen Verpflichtungsgrund bildendes
Anerkenntnis des Beklagten ableiten, liegt darin doch
bloß die Erklärung des vom Beklagten Beauftragten,
bestimmte Rechnungsbeträge als angemessen zu erachten. Der Beklagte selbst erklärte nach den getroffenen Feststellungen der Klägerin jedoch, die Rechnungsbeträge nicht anzuerkennen, weil er die Werklohnforderung für überhöht erachtete. Hinzu kommt,
dass sich die Klägerin in ihrem Klagevorbringen auf die
12. Teilrechnung, allenfalls auf die Schlussrechnung
beruft, teilweise Rechnungsfreigaben des vom Beklagten
beauftragten Rechnungsprüfers aber nur die Teilrechnungen 1 bis 11 zum Gegenstand hatten.
Mängel des Berufungsverfahrens sind nicht zu erkennen, weil es weder einer Schlüssigstellung des Klagebegehrens bedurfte noch eine allenfalls unvollständige
Erledigung der Rechtsrüge den Revisionsgrund nach
§ 503 Z 2 ZPO bildet (2 Ob 163/09y).
Von Hermann Wenusch
Zunächst ist festzuhalten, dass es sich gegenständlich um einen Zurückweisungsbeschluss
handelt, der nur kursorisch begründet wird –
damit sind wohl zwangsläufig Unschärfen
Auf den ersten Blick geht die Entscheidung
davon aus, dass ein Einheitspreisvertrag (also
ein Vertrag mit einem Leistungsverzeichnis,
welches in Positionen gegliedert ist, die Mengen und Preise pro Verrechnungseinheit enthalten) ein Vertrag unter Zugrundelegung
eines Kostenvoranschlages ist. Dem steht allerdings entgegen, dass offensichtlich die
Mengen vom Unternehmer ermittelt wurden:
„die Mehrkosten [beruhen] zum überwiegenden Teil [...] auf Umständen [...], die aus der
Unternehmersphäre stammen (unrichtige
Massen- und Mengenkalkulation im Leistungsverzeichnis)“. Da bei einem Einheitspreisvertrag die (voraussichtlichen) Mengen
vom Bauherrn ermittelt werden, dürfte es
sich gegenständlich nicht um einen solchen,
sondern um einen Vertrag unter Zugrundelegung eines Kostenvoranschlages handeln (bei
einem solchen ermittelt der Bauunternehmer
die Mengen).
Am Rande sei an dieser Stelle vermerkt: Der
Umstand, dass die herrschende – allerdings
sicher zu hinterfragende – Ansicht eine detaillierte Gliederung als Wesensmerkmal eines
Kostenvoranschlages betrachtet, ist offensichtlich der Grund, dass dieser mit einem
Einheitspreisvertrag – für den das jedenfalls
zutrifft – in „einen Topf geworfen“ wird.
Bei einem Einheitspreisvertrag ist – nach der
hier vertretenden Meinung – keine Warnung
vor einer Kostenüberschreitung erforderlich:
Es handelt sich schlicht und einfach um einen
Vertrag mit einer mengenabhängigen Preisermittlung (diesbezüglich vergleichbar mit
einem Rahmenvertrag mit „Preisliste“) – und
eben nicht um einen Vertrag, dem ein Kostenvoranschlag zu Grunde liegt. Dies wird durch
einen Blick in die „in Österreich generell akzeptierten“ (OGH 19.3.1985, 5 Ob 519/85)
ÖNORM B 2110:2013 bestärkt:
In Abschnitt 8 („Rechnungslegung, Zahlung,
Sicherstellungen“) lautet Kap 8.1 („Abrechnungsgrundlagen“): „Alle vertragsgemäß er-
brachten Leistungen sind zu den vereinbarten
Preisen abzurechnen: [...] bei Einheitspreisen
nach den Mengen der erbrachten Leistungen“
– im gesamten Abschnitt findet sich kein Hinweis auf einen allfälligen Verfall bei unterlassener Kostenwarnung.
Pkt 7.3.1 (in Kap 7.3 „Mitteilungspflichten“)
lautet: „Ordnet der AG eine Leistungsänderung an, ist der Anspruch auf Anpassung der
Leistungsfrist und/oder des Entgeltes vor
Ausführung der Leistung dem Grunde nach
nachweislich anzumelden, wenn der Anspruch nicht offensichtlich ist“ (Hervorhebung durch den Verfasser) – bei Offensichtlichkeit ist also keine Anmeldung erforderlich.
Pkt 7.3.2 lautet (auszugsweise): „Liegt eine
Störung der Leistungserbringung vor, ist ein
Anspruch auf Anpassung der Leistungsfrist
und/oder des Entgeltes dem Grunde nach
ehestens nachweislich anzumelden“ – jedenfalls ist keine Anmeldung der Höhe nach erforderlich.
Die Konsequenz einer Nichteinhaltung ist
aber keinesfalls der Verfall des Entgeltsanspruchs. Vielmehr lautet Pkt 7.4.3 („Anspruchsverlust“): „Bei einem Versäumnis der
Anmeldung tritt Anspruchsverlust in dem
Umfang ein, in dem die Einschränkung der
Entscheidungsfreiheit des AG zu dessen
Nachteil führt“ – es soll also bloß eine Nachteilsabgeltung stattfinden.
Abgesehen von diesen Mitteilungspflichten
ist Pkt 7.4.4 („Mengenänderungen ohne Leistungsabweichung“) beachtlich: „Bei Überoder Unterschreitung der im Vertrag angegebenen Menge einer Position mit Einheitspreis
um mehr als 20 % ist über Verlangen eines
Vertragspartners ein neuer Einheitspreis für
die tatsächlich ausgeführte Menge unter Berücksichtigung der Mehr-/Minderkosten zu
vereinbaren“. Bis zu einer Mengenänderung
von 20% tut sich demgemäß also gar nichts
– darüber kann ein neuer Preis hergeleitet
werden (zugegeben werden muss allerdings,
dass sich die 20% Klausel auf einzelne Positionen und nicht den Gesamtpreis bezieht). In
der ÖNORM B 2110, die sich sonst nicht
scheut, Gesetzestext zu kopieren, findet sich
kein Hinweis auf einen Verfall von Entgeltsansprüchen bei unterlassener Kostenwarnung.
Wohl widersprüchlich muss auch erscheinen,
dass einerseits geurteilt wird, dass dann,
wenn die Umstände, die zu Mehraufwendungen führen, in der Sphäre des Bestellers liegen, keine Anzeige der Überschreitung des
Kostenvoranschlags notwendig ist. Andererseits soll das Einverständnis des Bauherrn mit
zusätzlichem Aufwand nichts an der Pflicht
zur Kostenwarnung ändern.
Dabei ist anzumerken, dass nicht thematisiert
wurde, ob der ursprüngliche Vertrag geändert
wurde, oder ob (durch die „Zusätze“) von
einander juristisch unabhängige Verträge abgeschlossen wurden. Vor allem bei Bauwerkverträgen wird häufig nicht beachtet, dass
man dann, wenn man – als bildliches Beispiel
genannt – an einem Tag ein Fahrrad und am
darauffolgenden Tag eine Klingel dafür kauft,
zwei Verträge schließt. Liegen separate Verträge vor, so ist das dafür zu entrichtende
Geld wohl nicht vom ursprünglichen Kostenvoranschlag umfasst. Der Hinweis darauf,
dass „nicht nachvollzogen werden kann, welche Kosten im Einzelnen auf die Zusatz[ver]
träge entfallen und welche auf die Mehrkosten in Bezug auf den Grund[ver]trag“ (dem
Baujargon folgend spricht der OGH nicht
von „Verträgen“, sondern von „Aufträgen“),
spricht wohl eher für separate Verträge.
Überraschend wirkt wohl, dass sich aus von
der örtlichen Bauaufsicht erteilten Rechnungsfreigaben kein Anerkenntnis ableiten
lassen soll, weil darin bloß die Erklärung der
ÖBA liegt, bestimmte Rechnungsbeträge als
angemessen zu erachten: Nach allgemeiner
Auffassung ist die ÖBA die „[ö]rtliche Vertretung der Interessen des Bauherrn“, der ua
die „[d]irekte Verhandlungstätigkeit mit den
ausführenden Unternehmen“ obliegt (HOA
2002). Die ÖBA wird daher wohl Bevollmächtigter (zumindest Anscheinsbevollmächtigter) des Bauherrn sein. Hat die ÖBA (im
Namen des Bauherrn!) einmal die Entgeltsforderungen anerkannt, so muss ein späterer
Widerspruch des Bauherrn grundsätzlich unbeachtlich sein.
beigefügten Vordruck bis zum 27. April 2016
Haertel-softweb AGB
Die Zentrale Rückkehrberatung (ZRB) stellt sich in Rosenheim vor
Treffpunkt Bücherei St. Anna Davensberg
Kieferorthopädische Versorgung - DAK
Wann droht ein Regress? - Ratajczak & Partner Rechtsanwälte
Allgemeine Lieferbedingungen Wir liefern und leisten grundsätzlich
Infobrief 1 - ZRB Nordbayern

References: OGH 
 § 1070
 § 502
 § 1170
 § 1152
 § 1170
 § 1168
 § 1170

§ 503
 OGH