Source: https://es.scribd.com/doc/130669791/CAUSAS-Y-CONSECUENCIAS-DE-INTERVENCION-ECONOMICA-EN-EJECUCION-1-pptx
Timestamp: 2019-04-26 16:21:31+00:00

Document:
ficha de UAP
preguntas de la obra grandes esperanzas
Informe de Ingenieria para Optar el Titulo de Ingeniero
Falla de Pav Flexible
DOCENTE:ING. SUSY G.
RAMOS GALLEGOS
.INTERVENCION ECONOMICA DE UNA OBRA:  CONCEPTO: La intervención económica es un mecanismo legal a través del cual la entidad asume de manera compartida con el contratista el control financiero de la obra para garantizar su culminación. Consiste en la participación directa de la entidad en el manejo económico de la obra y que se puede efectivizar de oficio (cuando la entidad estime que hay razones técnicas para hacerlo) o a solicitud de parte cuando el contratista por diversas razones no pueda concluir la obra.
Si el contratista rechaza la intervención económica de la obra. La intervención por consecuencia de incumplimiento del Contratista conlleva a la perdida del derecho al reconocimiento de mayores gastos generales.La Entidad podrá. indemnización o cualquier otro reclamo.    . sin llegar al extremo de resolver el contrato.. Para la aplicación de lo establecido en el presente artículo deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en la Directiva y demás disposiciones que dicte el OSCE sobre la materia. El contratista sigue siendo responsable sobre la ejecución de los trabajos hasta la finalización total de la obra. La intervención económica de la obra es una medida que se adopta por consideraciones de orden técnico y económico con la finalidad de culminar la ejecución de los trabajos. el contrato será resuelto por incumplimiento. de oficio o a solicitud de parte. intervenir económicamente la obra en caso fortuito. fuerza mayor o por incumplimiento de la culminación de los trabajos. ARTÍCULO 206 -RLCE.
Articulo 205 RLCE.    . De comprobarse que el Contratista ha reincidido.  Si el contratista incumple con la presentación del calendario de avance de obra acelerado dentro de los siete días siguientes de recibida la orden del Inspector o Supervisor de la Obra. De oficio o a solicitud de parte en caso fortuito. el cual podrá decidir intervenir económicamente la obra. Articulo 200 RLCE. vencido este plazo. respectivamente. En este supuesto. aun habiendo implementado el primer o segundo requerimiento para el caso de obligaciones esenciales y no esenciales. la Entidad deberá requerir al Contratista el cumplimiento de sus obligaciones mediante carta notarial otorgándole un plazo no menor de dos días ni de quince días. Cuando el monto de la valorización acumulada es menor al 80% del monto acumulado programado del nuevo calendario. no será necesario requerirlo nuevamente pudiendo la Entidad intervenir económicamente la obra de manera directa. fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminación de la obra de acuerdo con el expediente técnico y en forma oportuna.
La apertura de una cuenta corriente mancomunada entre la Municipalidad y el Contratista. En esta resolución se designa al interventor que será un funcionario de la entidad y encargado del manejo económico de la obra con el contratista. La aprobación de la intervención económica mediante la resolución de Alcaldía o de la Autoridad que ha aprobado el contrato. los que provengan de las valorizaciones de obra u otros aportes del contratista.   . La ejecución técnica de la obra corresponde al contratista y el manejo económico es mancomunado. En esta cuenta se deposita las deudas que pueda tener la entidad con el contratista.
los cheques de pago de la cuenta corriente. cuya designación recaerá en un funcionario de la Entidad. . La decisión de la Entidad de intervenir económicamente la obra se formaliza mediante Resolución Emitida por la autoridad del mismo o mayor nivel jerárquico de aquella que suscribió el contrato. quien será el que suscriba en forma mancomunada con el contratista o el residente de obra. debiendo indicarse el nombre del interventor.
 Considerando que el Contratista mantiene el manejo técnico de la obra. en el caso en que ésta no se concluyera dentro del plazo contractual por razones de carácter técnico imputable al contratista. incluida la resolución del contrato. b) Monto de las valorizaciones aprobadas pendientes de pago. La Resolución de intervención económica deberá contener lo siguiente: a) Saldo de obra a ejecutar. de corresponder. . se aplicarán las penalidades respectivas.
 Si el contratista rechazare la intervención económica. pudiendo la Entidad optar por culminar lo que falte de la obra mediante las modalidades de administración directa o por encargo. el contrato será resuelto. o por la convocatoria al proceso de selección que corresponda de acuerdo con el valor referencial del saldo estimado a ejecutar. .
aportaciones a la seguridad social e impuestos. Los montos extraordinarios a ser aportados por la Entidad si así se hubiera señalado expresamente al momento de disponer la intervención económica. arrendadores de equipos. los cuales podrán en caso sea necesario. Se apertura de una cuenta corriente mancomunada con el contratista dentro del día siguiente de haberse vencido el plazo con el que éste cuenta para manifestar su disconformidad. Los aportes en efectivo por parte del contratista según el calendario de aportes que se establezca para la intervención económica. los cuales estarán referidos a: jornales. Del fondo de intervención únicamente se pagarán los conceptos que se hayan establecido en la respectiva cláusula adicional. materiales. locadores de servicios. gastos generales variables (siempre que estén directamente relacionados con la ejecución de la obra). transportistas. Los fondos de la mencionada cuenta estarán constituidos por:   Los montos adeudados por la Entidad por cualquier concepto a favor del contratista al momento de la intervención económica. ser recuperados mediante la ejecución total o parcial de las garantías.      . suministradores. Los saldos no amortizados de los adelantos en efectivo y para materiales e insumos. subcontratistas. Los montos que provengan de las valorizaciones de avance de obra y de cualquier otro concepto que se genere posteriormente a la intervención económica de la obra.
el contrato mantendrá la responsabilidad sobre la ejecución de los trabajos hasta la finalización total de la obra. El contratista mantiene la responsabilidad sobre la ejecución de la obra hasta su finalización.    Es obligación del contratista mantener vigentes las garantías de fiel cumplimiento y por los adelantos. En el caso en que la obra no concluya dentro del plazo previsto. En consecuencia. . La intervención económica de la obra no deja al contratista al margen de su participación contractual. se aplicarán las respectivas penalidades. El artículo 192° del Reglamento dispone que la entidad pagará transitoriamente los mayores costos por la extensión de los servicios de inspección o supervisión que generen los atrasos por causas imputables al contratista ejecutor de la obra. por el plazo que dure la intervención hasta la liquidación del contrato. según lo previsto en el artículo 192° del Reglamento y eventualmente se procederá a resolver el contrato.
financiero emitido por la supervisión o inspección que demuestre la situación física y económica real de la obra al momento de dar inicio a la intervención económica. Informe técnico emitido por la supervisión o inspección que demuestre la posibilidad y/o ventaja de culminar la obra mediante la intervención económica en lugar de resolver el contrato. determinándose los flujos de dinero necesarios para culminar la obra. Informe económico .   . Informe especial a ser emitido por el área técnica de la Entidad en caso no sean suficientes los saldos disponibles calculados en el párrafo anterior.
Para la elaboración de los informes el contratista deberá entregar a la supervisión o inspección toda la información relacionada con las adquisiciones y contrataciones realizadas y por realizar. Informe legal del área respectiva de la Entidad señalando los argumentos de hecho y de derecho que posibilitan la intervención económica de la obra.   . Informe presupuestario del área respectiva de la Entidad señalando los fondos disponibles para atender las necesidades económico financieras como producto de la intervención económica. así como las deudas pendientes de pago y toda información necesaria para tal fin. Este informe propondrá la cláusula adicional a suscribirse.
 Si el Contratista incumple con sus obligaciones técnicas.    . en cualquier momento. Si el Contratista retira de la obra: personal. laborales o contractuales a su cargo. equipo o materiales sin autorización del Inspector o Supervisor de Obra. que los fondos de la intervención económica resultan insuficiente para continuar con la medida. Si se demuestra. Si el Contratista deja de aportar el dinero en efectivo que le corresponde según cronograma establecido en la cláusula adicional del contrato principal.
Documentos similares a CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE INTERVENCION ECONOMICA EN EJECUCION[1].pptx
Juan Carlos Andrad Velazc
tavo lord
Más de yesyonpa
1a Elementos Finitos
SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION[1].pptx
DERECHO CIVIL. CONTRATO DE FIANZA
Cap 4 Elaboracion de La Politica Economica
Sentencia TSJC ICAB - Vulneración de Derechos Fundamentales.pdf
Documento de La Arquitectura Actual de La ANM

References: ARTÍCULO 206
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 192
 artículo 192