Source: http://slideplayer.it/slide/2303112/
Timestamp: 2017-01-24 03:13:31+00:00

Document:
Analogie Il RUP nella norma Art. 10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. - ppt scaricare
PubblicatoRosanna Papa
Presentazione sul tema: "Analogie Il RUP nella norma Art. 10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture."— Transcript della presentazione:
Il RUP nella norma Art. 10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. (artt. 4, 5, 6, legge n. 241/1990; art. 6, co. 12, legge n. 537/1993; art. 7, legge n. 109/1994; art. 7, d.P.R. n. 554/1999) 3. In particolare, il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente previsti da altre disposizioni del presente codice: b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi; c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure; f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza; 4
Il RUP nella norma ProgrammazioneProgettazioneAffidamentoEsecuzioneCollaudo P r o c e d i m e n t o per l’Opera Pubblica RUP  Project Manager Andamento 5
Il DL nella norma Art Ufficio della direzione dei lavori (art. 123, d.P.R. n. 554/1999) 1.Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. 2.L'ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell’intervento secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali. 6
Il DL nella norma ProgrammazioneProgettazioneAffidamentoEsecuzioneCollaudo P r o c e d i m e n t o per l’Opera Pubblica Impresa DL Project Manager Giornale dei Lavori Andamento RUP 7
Architettura Funzioni / Elaborati 8
ProgrammazioneProgettazioneAffidamentoEsecuzioneCollaudo P r o c e d i m e n t o per l’Opera Pubblica Elenco Prezzi Unitari Computo Metrico Contabilità Lavori Capitolato Piano di Manutenzione PSC Crono Programma Misure della Sicurezza POS Giornale dei Lavori TecniciImpresaDL S.A. 9
Soggetti coinvolti Pubblica Amministrazione Professionisti Opera Pubblica Imprese 10
Controllo e rendicontazione 11
Il Controllo di tasks 12
Procedimento – elenco tasks  Nomina del RUP  Documento Preliminare alla Progettazione  Nomina del Progettista del progetto Preliminare  Nomina del Gruppo di Verifica dei Progetti  Verifica progetto preliminare  Bozza approvazione progetto Preliminare  Inserimento dati approvazione prog. Preliminare  Avvio progettazione Definitiva  Richiesta pareri ASL  Richiesta pareri Beni Ambientali  Richiesta pareri VVFF  Richiesta pareri Ufficio Viabilità  --- x x 13
Procedimento – elenco tasks 14
Controllo e rendicontazione di tasks ProgrammazioneProgettazioneAffidamentoEsecuzioneCollaudo P r o c e d i m e n t o per l’Opera Pubblica DATI Gestione Trasmissione Premessa essenziale 17
Controllo e rendicontazione di tasks (Gestione) Date Protocolli Valori Anagrafiche PROPAGAZIONE MONITORAGGIO (Procedimento) COMUNICAZIONE (Trasmissione) (Unici) DB 18
DB fonte delle informazioni PBM Azienda Sanitaria Locale 19
Controllo e rendicontazione di tasks RUP DL 20
Il Controllo di Valori di Produzione 23
Controllo di «valori» di produzione 24
Andamento e Azioni correttive ProgrammazioneProgettazioneAffidamentoEsecuzioneCollaudo P r o c e d i m e n t o per l’Opera Pubblica Impresa DL Project Manager Giornale dei Lavori Andamento RUP Azioni correttive 29
Giornale dei lavori 30
Elenco Maestranze Attività nel Periodo Cronoprogramma Lavori Crono Attività Sicurezza Produzione Eseguita Condizioni Ambientali Ditte Presenti Automezzi e Mezzi Accettazione Materiali Prove di Laboratorio Ordini di Servizio Comunicazioni Direzione Lavori Comunicazioni per PROTOCOLLO DI LEGALITA’ Impresa PA Giornale dei Lavori COLLAUDO dei Lavori 31
Giornale dei lavori 32
La gestione dei progetti in ambito pubblico e privato Implementazione, impatti, benefici 35
Scaricare ppt "Analogie Il RUP nella norma Art. 10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture."

References: Art. 10
 Art. 10
 Art. 10
 art. 6
 art. 7
 art. 7
 Art. 10