Source: http://docplayer.cz/2022424-Prirucka-pro-ceske-prijemce-dotace.html
Timestamp: 2018-04-27 03:30:38+00:00

Document:
PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE - PDF
Download "PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE"
1 Ministerstvo pro místní rozvoj PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE pro program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko vydání Platnost od 1. července 2011
2 Obsah 1. Úvod Seznam zkratek a vymezení pojmů SEZNAM ZKRATEK VYMEZENÍ POJMŮ Právní navázání prostředků PRÁVNÍ NAVÁZÁNÍ PROSTŘEDKŮ ERDF Rámcová smlouva Smlouva o podmínkách realizace projektu PRÁVNÍ NAVÁZÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU Realizace projektu ZMĚNA PROJEKTU Nepodstatné změny projektu Změny projektu, které vyžadují schválení NO, resp. změnu SoPR Změny projektu vyžadující schválení MV, resp. změnu SoPR/RS Vliv změny v projektu na Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu VÝBĚR DODAVATELE, VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Aplikované předpisy a obecné zásady Hodnoticí kritéria Posouzení zadávacích řízení UDRŢITELNOST PROJEKTU ÚČETNICTVÍ A ARCHIVACE DOKUMENTŮ ÚČTY PROJEKTU PUBLICITA Náležitosti informačních a propagačních opatření Způsob zajištění publicity v závislosti na typu projektu Pravidla pro správné zajištění publicity projektu Postup při nedodržení pravidel publicity PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY Vymezení pojmů Zohlednění příjmů spadajících pod aplikaci čl Zohlednění příjmů, které nespadají pod aplikaci čl. 55 (tzv. jiné peněžní příjmy) Projekty, jejichž celkové náklady nepřesahují 1 mil. EUR SDÍLENÉ VÝDAJE Definice sdílených výdajů Postup uplatnění sdílených výdajů Monitorování a kontrola projektu MONITOROVÁNÍ A KONTROLA NA ÚROVNI ČESKÉHO PARTNERA Monitorování dílčí části projektu Kontrola výdajů dílčí části projektu Závěrečná kontrola dílčí části projektu MONITOROVÁNÍ A KONTROLA NA ÚROVNI PROJEKTU OVĚŘOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ NA MÍSTĚ KONTROLA UDRŢITELNOSTI PROJEKTU Způsob proplácení podpory PROPLÁCENÍ PODPORY Z ERDF VYPLÁCENÍ PROSTŘEDKŮ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU Nesrovnalosti
3 7.1. PORUŠENÍ POVINNOSTÍ STANOVENÝCH SMLOUVOU O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU DEFINICE NESROVNALOSTÍ POSTUP V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ Kontakty Seznam příloh
4 1. Úvod Příručka pro české příjemce dotace, kterou právě drţíte v ruce, je určená českým partnerům projektu a zahrnuje veškeré informace potřebné k realizaci projektu a čerpání peněz z prostředků ERDF a SR prostřednictvím programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko (dále jen Cíl 3 ČR-BY ). Příručka pro české příjemce je z důvodu odlišné legislativy mezi českou a bavorskou stranou určena pouze pro Vedoucí a Projektové partnery na české straně. Bavorští partneři se musí v případě potřeby bližších informací obrátit na příslušné zemské vlády v Bavorsku, příp. na JTS. Tato příručka obsahuje nejen informace o povinnostech spojených s realizací projektu, ale také vzory jednotlivých dokumentů (Rámcová smlouva, Smlouva o podmínkách realizace projektu, zprávy o realizaci dílčí části projektu apod.). S Příručkou pro české příjemce dotace by se měl seznámit kaţdý z partnerů jiţ před podáním samotné projektové ţádosti tak, aby byl předem obeznámen s podmínkami poskytnutí dotace. Příručka včetně všech příloh je závazná pro všechny české partnery podílející se na realizaci projektů podpořených z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko Aktuální verze Příručky je k dispozici v elektronické podobě na oficiálních stránkách strukturálních fondů v ČR (www.strukturalni-fondy.cz) v části věnované programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko Aktualizace Příručky probíhá buď vydáním Metodického pokynu Národního orgánu (v případě dílčích změn) nebo zveřejněním nového vydání Příručky (v případě rozsáhlejších změn). Aktualizace upravené Metodickými pokyny jsou automaticky zahrnuty do dalšího vydání Příručky. Datum počátku platnosti daného Metodického pokynu nebo vydání Příručky je vţdy uvedeno na titulní straně dokumentu. V případě dotazů a připomínek k textu se můţete obracet na autory Příručky na adrese Vaše dotazy a ohlasy mohou přispět k vylepšení textu v dalších vydáních. Děkujeme! 1 Pro realizaci projektů Technické pomoci jsou závazná ustanovení Operačního manuálu pro program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko
5 2. Seznam zkratek a vymezení pojmů 2.1. Seznam zkratek BY Cíl 3 ČR-BY CRR ČR DPH ECB EK ERDF ES EU JTS MMR ČR MV Svobodný stát Bavorsko Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko realizovaný v rámci Cíle Evropská územní spolupráce v programovém období (dále téţ Program ) Centrum pro regionální rozvoj České republiky Daň z přidané hodnoty Evropská centrální banka Evropská komise Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské společenství Evropská unie Technický sekretariát (dříve Společný technický sekretariát ) Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Monitorovací výbor NAŘÍZENÍ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. O ERDF července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999 NO OBECNÉ NAŘÍZENÍ OEÚS MMR PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ ŘO SF SoPR SR VP Národní orgán Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudrţnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 Odbor Evropské územní spolupráce MMR Nařízení Komise (ES) č.1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudrţnosti a k nařízení EP a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj Řídící orgán Strukturální fondy Smlouva o podmínkách realizace projektu Státní rozpočet Vedoucí partner 2
6 2.2. Vymezení pojmů Certifikační orgán Ústřední orgán státní správy Svobodného státu Bavorsko (Bavorské státní ministerstvo hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologií) zodpovědný za celkové finanční řízení prostředků poskytnutých ze zdrojů EU včetně certifikace. Přijímá a dále distribuuje platby od Evropské komise za celý Program. Doba realizace projektu Zahájením projektu se rozumí zahájení fyzické realizace projektu (tj. započetí aktivit směřujících k naplnění vlastního obsahu a cílů projektu např. započetí stavebních prací). Fyzická realizace projektu můţe začít nejdříve po vydání Souhlasu se zahájením realizace projektu. Ukončením projektu se rozumí ukončení fyzické realizace projektu, např. předání stavby, ukončení kulturní akce, vypracování studie apod. Všechny projekty realizované v rámci Programu musí být dokončeny nejpozději do 30. června 2015 a závěrečné Prohlášení o uskutečněných výdajích za dílčí část projektu předloţeno nejpozději do 31. července Doba realizace projektů, pokud se nejedná o infrastrukturní projekty, Dispoziční fond nebo projekty Technické pomoci, můţe být maximálně 3 roky. Datum ukončení projektu uvedené ve Smlouvě o podmínkách realizace projektu je pro partnera závazné, proto by měl při stanovení časového harmonogramu počítat s dostatečnou časovou rezervou. Od doby realizace projektu je třeba odlišit období plateb, ve kterém mohou být realizovány výdaje. Dotace Finanční prostředky Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu vyuţívané na realizaci projektu. Evropský fond pro regionální rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) zásadně přispívá k dosaţení cíle podpory rozvoje a strukturálních změn regionů, jejichţ rozvoj zaostává a jejichţ hospodářská a sociální přeměna čelí strukturálním obtíţím. Fond rovněţ přispívá k podpoře trvale udrţitelného rozvoje a k vytváření trvale udrţitelných pracovních příleţitostí. V dokumentaci Programu jsou prostředky Evropského fondu pro regionální rozvoj často označovány jako Prostředky Cíle 3 nebo Prostředky ERDF. Implementace Proces řízení a provádění Cíle 3 ČR-BY, který zahrnuje zejména následující činnosti: schválení a vyhlášení Programu; přípravu, hodnocení, výběr a realizaci projektů; kontrolu; autorizace a provádění plateb; monitorování projektů a hodnocení dopadů. 3
7 Internetové stránky Programu Internetová prezentace Programu na obsahující základní informace o Programu, důleţité dokumenty ke staţení a informace o důleţitých termínech. Kontrolor Subjekt ustanovený v souladu s čl. 16 Nařízení (ES) č. 1080/2006 (Nařízení o ERDF) za účelem ověřování legality a řádnosti výdajů vykázaných kaţdým partnerem účastnícím se na realizaci projektu. Funkci Kontrolora plní na území České republiky Centrum pro regionální rozvoj ČR a na území Svobodného státu Bavorsko zemské vlády. Místo navázání prostředků Místo navázání prostředků realizuje tzv. druhý stupeň právního navázání prostředků ERDF. V České republice to znamená, ţe uzavírá s českým partnerem, který má nárok na dotaci z ERDF, Smlouvu o podmínkách realizace projektu a její případné dodatky. Místo navázání prostředků rozhoduje o některých změnách projektu. Na české straně je místem navázání prostředků Odbor evropské územní spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj. Při uzavírání Smlouvy o podmínkách realizace projektu a jejích dodatků, resp. při administraci změn projektu podporuje Místo navázání prostředků Centrum pro regionální rozvoj ČR (Kontrolor). Na bavorské straně plní funkci místa navázání prostředků příslušné zemské vlády, které vydávají tzv. Rozhodnutí o poskytnutí prostředků. Místo zpracovávající žádost (Vedoucího) partnera Pracovníci místa zpracovávajícího ţádost odpovídají na dotazy partnerů, poskytují konzultace při přípravě projektů a provádí kontrolu předloţených projektových ţádostí pod koordinací JTS. Funkci Místa zpracovávajícího ţádost plní na české straně kraje, na bavorské straně zemské vlády. Jejich pracovníci zejména poskytují konzultace Projektovým partnerům při přípravě projektů a provádí kontrolu předloţených projektových ţádostí pod koordinací JTS. Monitorovací systém Informační systém slouţící k monitorování implementace projektů a programů spolufinancovaných z prostředků rozpočtu EU. Monitorovací výbor Společný orgán zřízený na základě dohody obou členských států. Monitorovací výbor je zodpovědný především za výběr projektů a monitorování pokroku dosaţeného při realizaci prioritních os a cílů stanovených v Programu. Národní orgán Orgán státní správy odpovědný za realizaci Cíle 3 ČR-BY na území ČR. Je partnerem ŘO. Národní orgán zároveň plní funkci místa navázání prostředků. Funkce Národního orgánu zajišťuje Odbor evropské územní spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj. Nesrovnalost Za nesrovnalost se povaţuje porušení předpisů ES, ČR nebo BY (včetně podmínek partnerů stanovených ve Smlouvě příp. v jiném obdobném dokumentu), které upravují pouţití 4
8 prostředků z rozpočtu EU nebo veřejných zdrojů ČR, v jehoţ důsledku jsou nebo by mohly být dotčeny veřejné rozpočty ČR nebo souhrnný rozpočet EU formou neoprávněné výdajové poloţky. Tzn. jedná se o kaţdé porušení podmínek, za kterých byly prostředky z rozpočtu EU poskytnuty České republice, a kaţdé porušení podmínek, za kterých byly tyto prostředky a prostředky národních veřejných rozpočtů dále poskytnuty jednotlivým partnerům. Nezpůsobilé výdaje Jedná se o výdaje, které nemohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů. Pokud tyto výdaje v průběhu realizace projektu vzniknou, musí být vţdy financovány z jiných zdrojů, neţ z dotace poskytnuté prostřednictvím Programu. Období plateb Období plateb začíná datem, kdy partner provede první platbu, a končí datem, kdy partner provede poslední platbu. Období plateb nemusí být shodné s dobou realizace projektu. Výdaje související s plánováním a přípravou projektu mohou vznikat v době mezi a datem, ke kterému byl vydán Souhlas se zahájením realizace projektu. Výdaje související s plánováním a přípravou projektu jsou způsobilé do výše 5 % celkových způsobilých výdajů projektu. Hranici 5 % je třeba chápat jako horní mez (ne jako paušál). Výdaje související s plánováním a přípravou projektu jsou způsobilé pouze jako součást celkového opatření, pokud bude projekt skutečně realizován. Výdaje, které vzniknou po datu, ke kterému je vydán Souhlas se zahájením realizace projektu, se povaţují za realizační výdaje. V České republice jsou způsobilé pouze výdaje, které vzniknou do data ukončení projektu. Partner Jakýkoliv partner účastnící se na projektu včetně Vedoucího partnera. Subjekt realizující projekt spolufinancovaný z rozpočtu EU. Potvrzení výdajů Osvědčení vydávané Kontrolorem Projektového / Vedoucího partnera na základě prověření výdajů tohoto partnera. Potvrzuje správnost a řádnost vynaloţených výdajů partnera a je podkladem pro Vyţádání prostředků ERDF u Certifikačního orgánu, příp. pro vyplacení prostředků ze Státního rozpočtu. Prohlášení o uskutečněných výdajích Předkládají čeští partneři, kterým vznikají v rámci projektu výdaje, příslušnému Kontrolorovi. Tento formulář, který obsahuje informace o výši uskutečněných výdajů a případných příjmů, je jedním z podkladů pro provedení kontroly způsobilosti výdajů Kontrolorem Projektový partner Mimo Vedoucího partnera jakýkoliv partner účastnící se realizace daného projektu. Je zodpovědný za realizaci své části projektu, přičemţ zodpovědnost za realizaci celého projektu nese Vedoucí partner. Od VP přijímá na základě Partnerské dohody finanční podíl prostředků z ERDF. Český Partner také zároveň přijímají prostředky národního financování ČR na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu. Projektových partnerů můţe být více, na příspěvek z ERDF a SR má nárok vţdy jen jeden z nich. 5
9 Projekt Soubor činností realizovaných prostřednictvím Vedoucího partnera a Projektových partnerů. Příručka pro české žadatele a Příručka pro české příjemce dotace Příručky obsahující zejména informace o podmínkách poskytování dotace, předkládání projektových ţádostí, odpovědnosti partnerů, hodnocení a výběru projektů, podmínkách a postupech při realizaci projektu. Rámcová smlouva Rámcová smlouva je uzavírána pro kaţdý projekt mezi ŘO a Vedoucím partnerem, jehoţ projekt byl schválen MV a představuje tzv. první stupeň právního navázání prostředků ERDF. Na základě této Rámcové smlouvy je poskytována dotace z rozpočtu EU na daný projekt. Stanovuje základní podmínky pro poskytnutí prostředků EU z programu. Další podmínky jsou pak stanoveny ve Smlouvě o podmínkách realizace projektu (viz dále), kterou uzavírá NO s českým partnerem, který má nárok na dotaci z ERDF. V České republice zprostředkovává uzavření Rámcové smlouvy mezi ŘO a českými Vedoucími partnery Centrum pro regionální rozvoj ČR. Ve Svobodném státě Bavorsko zprostředkovávají uzavření Rámcové smlouvy mezi ŘO a bavorskými Vedoucími partnery bavorské zemské vlády. Přípravu Rámcové smlouvy koordinuje JTS. Rozhodnutí ministra o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu Rozhodnutí ministra, které se vydává zpravidla pro skupinu projektů naplánovaných (schválených) na posledním MV, potvrzuje dotaci ze SR pro české Partnery, kteří o ni poţádali v projektové ţádosti. Rozhodnutí připravuje NO a podepisuje ministr pro místní rozvoj. Na základě tohoto Rozhodnutí vydává NO Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu (Rozhodnutí o spolufinancování). Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu Rozhodnutí vydané NO českým partnerům, kteří se podílí na realizaci projektů, jeţ byly schváleny MV, a v rámci projektové ţádosti si poţádali o dotaci z prostředků státního rozpočtu. Na základě tohoto Rozhodnutí je poskytována dotace ze státního rozpočtu. Rozhodnutí stanovuje základní podmínky a pravidla pro realizaci příslušné části projektu a pro vyplacení dotace. Řídící orgán Orgán státní správy (Bavorské státní ministerstvo hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologie) odpovědný za celkovou realizaci Cíle 3 ČR-BY. Zajišťuje zejména úkoly dle čl. 60 Nařízení (ES) č. 1083/2006 (Obecné nařízení). Smlouva o podmínkách realizace projektu Smlouva o podmínkách realizace projektu Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko se uzavírá mezi místem navázání prostředků a českým partnerem (Vedoucím nebo Projektovým), který má nárok na dotaci z ERDF, a představuje tzv. druhý stupeň právního navázání prostředků. Detailně upravuje realizaci české části projektu, resp. aktivit českého partnera a konkretizuje tak Rámcovou smlouvu uzavřenou mezi ŘO a Vedoucím partnerem. V případě změn projektu se Smlouva o podmínkách realizace projektu mění písemným dodatkem. 6
10 Při přípravě Smlouvy o podmínkách realizace projektu Místu navázání prostředků napomáhá Centrum pro regionální rozvoj ČR. Stejný postup platí při přípravě písemných dodatků. V Bavorsku druhému stupni právního navázání prostředků odpovídá Rozhodnutí o poskytnutí prostředků. Spolufinancování Míra účasti jednotlivých zdrojů financování podílejících se na financování projektu. Technický sekretariát (dříve Společný technický sekretariát Joint Technical Sekretariat) Subjekt zajišťující zejména administrativní podporu ŘO a NO a plnící úkoly dle čl. 14 odst. 1 pododstavce 2 Nařízení (ES) č. 1080/2006 (Nařízení o ERDF). Typickými úkoly Technického sekretariátu jsou registrace projektových ţádostí do monitorovacího systému, příprava zasedání MV a pracovních skupin včetně zpracování výsledků z těchto zasedání, spolupráce při zpracování výročních a závěrečných prováděcích zpráv, spolupráce na informačních a publicitních opatřeních a další aktivity. Technický sekretariát se zkráceně označuje jako JTS. Vedoucí partner Partner předkládající projektovou ţádost, který zodpovídá kromě jiného za správnost a pravdivost údajů v ní uvedených. Do okamţiku podpisu Rámcové smlouvy je VP chápán ve smyslu ţadatele a po podpisu Rámcové smlouvy je chápán ve smyslu příjemce dotace. Po schválení projektu na MV je s ním sepsána Rámcová smlouva, na jejímţ základě se Vedoucí partner stává příjemcem dotace z prostředků EU a nese celkovou zodpovědnost za realizaci projektu. Prostředky ERDF přijaté na základě Rámcové smlouvy dále převádí na účet Projektového partnera. Český VP také zároveň můţe přijímat prostředky národního financování ČR na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu. Vyžádání prostředků Jedná se o formulář, na jehoţ základě ţádá Kontrolor Vedoucího partnera o vyplacení dotace z ERDF. Jeho zpracování a předloţení předchází kontrola výdajů příslušnými Kontrolory na základě Prohlášení o uskutečněných výdajích předloţených jednotlivými partnery a vystavení Potvrzení výdajů. Způsobilé výdaje Výdaje vynaloţené na stanovený účel a v rámci období stanoveného ve Smlouvě, která je v souladu s příslušnými předpisy ES, Metodikou vydanou MMR a dalšími pravidly stanovenými NO. 7
11 3. Právní navázání prostředků 3.1. Právní navázání prostředků ERDF Právní navázání prostředků ERDF je zajištěno Rámcovou smlouvou a Smlouvou o podmínkách realizace projektu, které stanovují podmínky jejich čerpání. Rámcová smlouva (RS) je uzavřena na základě rozhodnutí Monitorovacího výboru o projektu mezi Řídícím orgánem a Vedoucím partnerem 2. Rámcová smlouva je tzv. prvním stupněm právního navázání prostředků ERDF. Na Rámcovou smlouvu navazuje, resp. podmínky realizace projektu s ohledem na specifika národní legislativy dále upřesňuje Smlouva o podmínkách realizace projektu (SoPR), kterou uzavírá Místo navázání prostředků s českým partnerem, který se podílí na čerpání prostředků ERDF schválených pro daný projekt. Smlouva o podmínkách realizace projektu je tzv. druhým stupněm právního navázání prostředků ERDF. Místem navázání prostředků je v ČR Odbor evropské územní spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj. Uzavírání obou smluv zprostředkovává Centrum pro regionální rozvoj ČR, resp. jeho příslušná regionální pobočka (Kontrolor). Nejen Vedoucímu partnerovi, ale i ostatním Projektovým partnerům doporučujeme seznámit se s podmínkami uvedenými v těchto smlouvách, jejichž porušení může vést až k vrácení celé částky poskytnuté dotace. V případě nejasností ohledně podmínek stanovených ve smlouvách doporučujeme kontaktovat příslušné Místo zpracovávající ţádost, příp. Kontrolora (viz kontakty uvedené v kap. 8 této Příručky). V případě nedodrţení podmínek obsaţených ve smlouvách se postupuje v souladu s kapitolou 7 této Příručky Rámcová smlouva Jakmile je schválen protokol ze zasedání Monitorovacího výboru, na němţ byl příslušný projekt naplánován (schválen), začne JTS připravovat Rámcovou smlouvu (RS, viz příloha č. 1 této Příručky) pro daný projekt a zajistí její podepsání Řídícím orgánem. Poté JTS zašle dvě vyhotovení Rámcové smlouvy Kontrolorovi (pobočce CRR ČR) Vedoucího partnera, který zajistí podpis Vedoucího partnera. Jedno paré Rámcové smlouvy zůstává Vedoucímu partnerovi a druhé zasílá Kontrolor Vedoucího partnera zpět JTS. Rámcová smlouva obsahuje pouze nejzákladnější údaje vztahující se k projektu. Konkrétní ustanovení týkající se projektu jsou obsaţeny ve Smlouvě o podmínkách realizace projektu Smlouva o podmínkách realizace projektu Po schválení protokolu ze zasedání MV zahájí Kontrolor přípravu návrhu Smlouvy o podmínkách realizace projektu (SoPR, viz příloha č. 2a této Příručky). 2 ŘO uzavírá Rámcovou smlouvu s bavorskými i českými Vedoucími partnery. 8
12 Kontrolor vyzve českého Partnera k doloţení poţadovaných náleţitostí pro Smlouvu o podmínkách realizace projektu. Na tomto základě je Partner povinen předloţit ve stanoveném termínu zejména následující podklady pro přípravu SoPR: Finanční identifikace číslo bankovního účtu, na který bude posílána dotace z ERDF (platí pouze pro Vedoucí partnery). Formulář Finanční identifikace bankovního účtu pro dotaci z ERDF je Přílohou č. 2c této Příručky. Více k bankovním účtům viz kap Doklad opravňující provádět stavební práce Oprávnění k provádění stavebních prací se dokládá u stavebních projektů. V závislosti na rozsahu a sloţitosti stavebních prací se předkládá jeden z následujících dokladů: platné stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci, pokud je pro provedení stavebních prací vyţadováno dle stavebního zákona a nebylo předloţeno společně s projektovou ţádostí, účinnou veřejnoprávní smlouvu dle 116 stavebního zákona, certifikát vydaný autorizovaným inspektorem dle 117 stavebního zákona, souhlas stavebního úřadu s ohlášeným stavebním záměrem, nebo kopii ohlášení stavebního záměru stavebnímu úřadu a čestné prohlášení, ţe stavební úřad provedení ohlášené stavby nezakázal dokládá partner v případě provedení jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udrţovacích prací podle 104 stavebního zákona, čestné prohlášení o tom, ţe stavební záměr nevyţaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu dokládá ţadatel v případě, kdyţ v rámci projektu budou provedeny stavební práce, které nevyţadují stavební povolení ani ohlášení dle 103 stavebního zákona. Projektová dokumentace, která byla podkladem pro vydání příslušného oprávnění k provádění stavebních prací dle předchozího bodu ověřená stavebním úřadem, pokud nebyla předloţena s projektovou ţádostí. Pokud je projekt podpořen v reţimu de minimis: Aktualizované Prohlášení o podpoře obdržené v režimu de minimis (viz příloha č. 12 Příručky pro české ţadatele). Paralelně s podklady pro přípravu SoPR Partner ve stanoveném termínu předkládá tyto dokumenty: Plán monitorovacích období české části projektu (harmonogram předkládání Dílčích zpráv a indikativní harmonogram předkládání Prohlášení o uskutečněných výdajích, více viz kap. 5.1), dohodnutý s příslušným Kontrolorem. Přehled realizovaných a předpokládaných ZŘ projednaný s příslušným Kontrolorem. Příslušné formuláře Partner obdrţí od svého Kontrolora. V případě, ţe bude vydáno také Rozhodnutí o spolufinancování (právní navázání prostředků státního rozpočtu ČR), vyţádá si Kontrolor od partnera zároveň Finanční identifikaci bankovního účtu pro dotaci ze SR (viz kap.3.2). Kontrolor na základě obdrţených podkladů vypracuje návrh SoPR ve třech stejnopisech a zašle ho českému partnerovi. Ten všechna paré podepíše a vrátí je zpět Kontrolorovi, který zajistí jejich doručení Místu navázání prostředků. Smlouva o podmínkách realizace projektu je podepsána, jakmile Místo navázání prostředků obdrţí informaci o uzavření Rámcové smlouvy. SoPR podepisuje ředitel OEÚS MMR. 9
13 Místo navázání prostředků si ponechá vţdy jedno paré SoPR a zbylá paré zašle Kontrolorovi, jenţ jedno archivuje a druhé předá českému Partnerovi. Pokud partner z objektivních důvodů nemůţe dodat všechny poţadované dokumenty v určeném termínu, dohodne se s Kontrolorem na náhradním termínu dodání 3. V případě, ţe ani v tomto termínu partner nedodá poţadované dokumenty, zastaví Kontrolor přípravu Smlouvy o podmínkách realizace projektu a postoupí záleţitost Národnímu orgánu. Ten po dohodě s Řídícím orgánem (s ohledem na skutečnost, ţe se vţdy jedná o společný projekt) můţe dojít aţ k rozhodnutí, ţe takový projekt nebude realizován a prostředky budou uvolněny na financování jiných projektů. V případě, ţe byl projekt na zasedání MV naplánován s výhradou, závisí průběh procesu přípravy smluv na tom, jak rychle partner splní výhrady stanovené Monitorovacím výborem. V případě, ţe se z důvodu průtahů na straně českého partnera nepodaří uzavřít SoPR do 6 měsíců od zasedání MV, můţe Národní orgán po dohodě s Řídícím orgánem rozhodnout o tom, ţe projekt nebude z Programu finančně podpořen. Smlouvu o podmínkách realizace projektu lze měnit pouze písemným dodatkem Právní navázání prostředků ze státního rozpočtu Dotace ze státního rozpočtu ČR je pro české partnery, kteří o ni v projektové ţádosti poţádali, hromadně potvrzena Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (dále jen Rozhodnutí ministra ), jehoţ přípravu zahájí Národní orgán po schválení protokolu ze zasedání MV. Po vydání Rozhodnutí ministra a podpisu SoPR ředitelem OEÚS MMR vydá Národní orgán Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu (dále jen Rozhodnutí o spolufinancování, viz příloha č. 3a této Příručky). Rozhodnutí o spolufinancování je vydáváno pro jednotlivé příjemce dotace ze SR (tj. jednotlivé české partnery). V Rozhodnutí o spolufinancování je uvedena závazná částka v EUR a CZK a měnový kurs, kterým byla částka EUR na CZK přepočtena 4. Národní orgán si po podpisu ponechá vţdy jedno paré Rozhodnutí o spolufinancování a druhé zašle spolu s podepsanou SoPR Kontrolorovi, který zajistí jejich odeslání českému partnerovi. Přílohou Rozhodnutí o spolufinancování je Finanční identifikace bankovního účtu pro dotaci ze SR, kterou si Kontrolor od partnera vyţádá spolu s podklady pro přípravu Smlouvy o podmínkách realizace projektu (viz kap ). Více k bankovním účtům viz kap Organizační sloţky státu ani jejich příspěvkové organizace nárok na dotaci ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj nemají. 3 Při určení náhradního termínu je třeba dbát na to, aby bylo moţné podepsat SoPR nejdéle do 6 měsíců od zasedání MV, na němţ byl projekt naplánován. 4 Dotace ze SR je vyplácena v EUR. 10
14 4. Realizace projektu Za realizaci projektu nese celkovou odpovědnost Vedoucí partner projektu, který projekt realizuje ve spolupráci s Projektovým partnerem. Realizace projektu musí probíhat v souladu s podmínkami obsaţenými v Rámcové smlouvě a Smlouvě o podmínkách realizace projektu Změna projektu Při realizaci projektu je nutné postupovat v souladu se schválenou projektovou ţádostí a dalšími podmínkami, které byly stanoveny v RS, SoPR, v Rozhodnutí o spolufinancování a v jejich přílohách. V průběhu realizace projektu však můţe nastat situace, kdy je nutné se od plánu uvedeného v projektové ţádosti, resp. v RS, SoPR, Rozhodnutí o spolufinancování a v jejich přílohách odklonit. V takovém případě je nutné v souladu s postupy uvedenými dále tuto situaci oznámit a poţádat o schválení změny v projektu. Všechny změny projektu oproti plánu uvedenému v projektové ţádosti, RS, SoPR, Rozhodnutí o spolufinancování a v jejich přílohách, podléhají schválení ŘO/NO nebo MV. Jedinou výjimku tvoří změny vyjmenované v kap , u kterých postačuje písemné oznámení Kontrolorovi. Ke změně v projektu by mělo docházet jen ve výjimečných případech, proto na schválení změny nemá ţádný z partnerů automatický nárok. Mnoţství změn v projektu je zohledněno v rámci rozhodování o tom, zda projekt bude podléhat kontrole na místě. O změnu v projektu je partner povinen v zásadě ţádat předem, tzn. před poţadovaným vstoupením dané změny v platnost. Z toho plyne, ţe Kontrolor při provádění kontroly dle kap. 5 této Příručky nemůţe akceptovat skutečnosti, které se liší od těch, jeţ byly plánovány dle uzavřené SoPR, pokud nebyly tyto skutečnosti předem odsouhlaseny na odpovídající úrovni (viz níţe). Výjimku tvoří pouze nepodstatné změny projektu. Ţádost o změnu projektu v písemné formě předkládá partner Kontrolorovi, který se k návrhu na změnu vyjadřuje. Pokud o změnu ţádá Projektový partner, musí o této změně zároveň informovat Vedoucího partnera. Podle závaţnosti vlivu změny na celkový projekt jsou změny administrovány ve třech reţimech: nepodstatné změny, změny vyţadující schválení NO, resp. změnu SoPR, změny vyţadující schválení MV, resp. změnu SoPR/RS Nepodstatné změny projektu V případě níţe vyjmenovaných nepodstatných změn projektu postačuje písemné oznámení změny Kontrolorovi. Partner má moţnost provést změnu bez předchozího souhlasu NO nebo MV v těchto případech: změna bankovního účtu Vedoucího partnera nebo českého partnera ţádajícího o dotaci ze státního rozpočtu ČR, změna statutárních zástupců partnerů, 11
15 přesun prostředků mezi rozpočtovými kapitolami do 15 % původní částky kterékoliv z dotčených rozpočtových kapitol rozpočtu partnera 5 v případě, ţe nedochází k ovlivnění hlavního záměru projektu ani ke změně celkové výše rozpočtu a role partnerů v projektu. Toto omezení neplatí pro přesuny v rámci rozpočtové kapitoly mezi poloţkami, tam jsou přesuny moţné bez omezení výše za podmínky, ţe nedojde k ovlivnění hlavního záměru projektu. Postup oznámení změny: Změnu bankovního účtu a změnu statutárního zástupce oznamuje Partner Kontrolorovi v písemné formě bezprostředně po té, co změna nastala. Kontrolor změnu vezme na vědomí a informuje o ní NO. V případě změny bankovního účtu dodá Partner spolu s návrhem na změnu nový formulář Finanční identifikace bankovního účtu pro dotaci z ERDF (viz příloha č. 2c této Příručky), resp. Finanční identifikace bankovního účtu pro dotaci ze SR (viz příloha č. 3b této Příručky). Aktualizace příslušné přílohy SoPR dodatkem, resp. příslušné přílohy Rozhodnutí o spolufinancování Změnovým rozhodnutím není v tomto případě nutná. Změnu rozpočtu nepřesahující hranici 15 % kaţdé z kapitol rozpočtu Partner nemusí bezprostředně oznamovat. Horní limit rozpočtové kapitoly je moţné překročit, pouze pokud dojde k úsporám v jiných rozpočtových kapitolách, tak aby nebyla překročena celková částka rozpočtu, a pokud změna nemá vliv na dosaţení cílů projektu. Tyto skutečnosti posuzuje Kontrolor při provádění kontroly výdajů. V případě pochybností se předem poraďte s Kontrolorem. Jakékoliv jiné změny projektu oproti plánu uvedenému v projektové žádosti, RS a SoPR, než výše uvedené vyžadují souhlas NO nebo MV a změnu SoPR, resp. RS Změny projektu, které vyžadují schválení NO, resp. změnu SoPR Změna projektu podléhá schválení NO, resp. vyţaduje změnu SoPR zejména v těchto případech: prodlouţení doby realizace projektu do max. délky tří let 6, změna názvu partnera, přesun prostředků mezi rozpočtovými kapitolami nad 15 % původní částky kterékoli z dotčených rozpočtových kapitol rozpočtu partnera v případě, ţe nedochází k ovlivnění hlavního záměru projektu ani ke změně celkové výše rozpočtu a role partnerů v projektu 7, 5 Pro stanovení 15 % původní částky kterékoliv z dotčených rozpočtových kapitol rozpočtu partnera se vychází z částky uvedené v rozpočtu projektu dle uzavřené Smlouvy o podmínkách realizace projektu, příp. nejpozdějšího uzavřeného dodatku k SoPR, který mění obsah rozpočtu. V případě, ţe postupně proběhne více změn rozpočtu a v souhrnu tyto změny překročí o více neţ 15 % původní částku kterékoliv z dotčených rozpočtových kapitol rozpočtu partnera dle platné Smlouvy o podmínkách realizace projektu, příp. nejpozdějšího uzavřeného dodatku k SoPR, který mění obsah rozpočtu, je v okamţiku překročení této hranice změna povaţována za podstatnou a platí pro ni postup dle kap V případě infrastrukturních projektů, Dispozičního fondu a Technické pomoci můţe NO schválit i prodlouţení doby realizace projektu nad tři roky. U ostatních projektů se u prodlouţení doby realizace projektu nad tři roky postupuje dle kap
16 změna aktivit projektu, pokud nedochází k ovlivnění cílů projektu. Postup administrování žádosti o změnu: Partner předkládá ţádost o změnu v písemné formě Kontrolorovi. Kontrolor ţádost posoudí a postoupí ji se svým stanoviskem NO, který o změně rozhodne. Pokud NO změnu schválí, zajistí Kontrolor přípravu dodatku SoPR ve třech vyhotoveních a jejich následný podpis partnerem. Podepsané dodatky zašle NO k závěrečné kontrole a podpisu. Po podpisu dodatku jedno vyhotovení zůstává na NO a zbylá dvě vyhotovení jsou vrácena zpět Kontrolorovi, který jedno vyhotovení zašle Partnerovi. V případě, ţe NO návrh na změnu zamítne, je Partner o důvodech zamítnutí informován Kontrolorem. V případě prodloužení doby realizace projektu můţe o změnu ţádat vţdy jen Vedoucí partner projektu, neboť datum zahájení a ukončení projektu je pro oba partnery shodný. Pokud chce dobu realizace projektu prodlouţit Projektový partner, obrátí se na Vedoucího partnera, který o změnu poţádá u jemu příslušného místa. Vedoucí partner o změnu ţádá podle výše uvedeného postupu. Kontrolor Vedoucího partnera zároveň odešle kopii ţádosti o změnu příslušnému místu na druhé straně hranice, které podle ní provede změnu pro projektovou část Projektového partnera (Dodatek ke Smlouvě o podmínkách realizace projektu v ČR, Změna Rozhodnutí o poskytnutí prostředků v Bavorsku). Kontrolor nebo NO mohou také dojít k závěru, ţe změna projektu podléhá schválení MV. V tomto případě se postupuje podle kap Změny projektu vyžadující schválení MV, resp. změnu SoPR/RS Změna projektu podléhá schválení MV zejména v těchto případech: zvýšení objemu prostředků ERDF uvedených ve finančním plánu 8 zvýšení dotační sazby přesun prostředků obsaţených ve finančním plánu mezi partnery, pokud jsou dotčeny prostředky ERDF změna partnerů 9 prodlouţení doby realizace projektu nad tři roky 10 změna aktivit projektu, která ovlivňuje cíl projektu změna role partnera v projektu Postup administrování žádosti o změnu: O změnu, která podléhá schválení MV, ţádá vţdy Vedoucí partner. Pokud je Vedoucí partner z Bavorska, probíhá administrace ţádosti o změnu přes příslušnou bavorskou zemskou vládu. 7 Výdaje, které přesahují horní limit rozpočtové kapitoly o více neţ 15 % dané rozpočtové kapitoly, nemohou být kontrolorem schváleny, dokud příslušný dodatek ke Smlouvě není uzavřen. 8 Navýšení prostředků ERDF v souvislosti se zvýšením celkových nákladů na projekt z důvodu špatného plánování není moţné. 9 Týká se pouze partnerů uvedených pod bodem 2.1 a 2.2 projektové ţádosti. 10 Prodlouţení doby realizace projektu nad tři roky u infrastrukturních projektů, Dispozičního fondu a Technické pomoci schvaluje NO (viz kap ). 13
17 Český Vedoucí partner předkládá písemnou ţádost o změnu svému Kontrolorovi. Kontrolor na základě této ţádosti zajistí administraci ţádosti o změnu tak, aby o ní mohl rozhodnout Monitorovací výbor. O změně je pak na zasedání MV rozhodováno stejně jako v případě nově předloţených projektů. Ţádost o změnu je administrována s ohledem na termíny zasedání MV, proto musí být podána v dostatečném předstihu. Bliţší informace o termínech, v případě, ţe změna podléhá schválení MV, poskytne příslušný Kontrolor. Poté, co je schválen protokol o výsledku zasedání MV, informuje Kontrolor Partnera o tom, jak MV o změně rozhodl, a příp. zahájí úpravu příslušných smluv. V případě zvýšení objemu prostředků ERDF, zvýšení dotační sazby, přesunu prostředků mezi partnery a změny Vedoucího partnera se uzavírá změnová Rámcová smlouva (formát změnové RS je shodný s formátem RS v příloze č. 1 této Příručky). Proces uzavření změnové Rámcové smlouvy probíhá podle postupu popsaného v kap Na základě rozhodnutí MV je vţdy změněna SoPR. Postup provádění změn SoPR je uveden v kap V případě, že dojde v projektu k jiné změně, než je uvedena v předchozích bodech, rozhodne o dalším postupu NO. Dle závažnosti změny může být rozhodnuto o nutnosti projednání této změny na MV. Předložení a administrace žádosti o změnu se řídí výše uvedeným postupem. Partner je povinen kromě uvedených změn oznámit NO prostřednictvím Kontrolora také všechny další podstatné změny a skutečnosti, které mají nebo mohou mít vliv na účel dotace, s účelem dotace souvisejí nebo se jakýmkoliv způsobem účelu dotace dotýkají. Zejména se jedná o případný negativní výsledek finanční kontroly, soudní spory nebo zahájení trestního řízení Vliv změny v projektu na Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu V některých případech můţe mít změna projektu také vliv na Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. V takovém případě musí ţádost o změnu projektu předkládaná Kontrolorovi obsahovat také poţadavek na provedení změny Rozhodnutí. NO vydá Změnové rozhodnutí o spolufinancování. Před vydáním Změnového rozhodnutí o spolufinancování si můţe NO prostřednictvím Kontrolora od příslušného Projektového partnera vyţádat dodatečné podklady, pokud je to nezbytné. V případě, ţe v důsledku rozhodnutí MV dojde ke zvýšení objemu dotace ze státního rozpočtu ČR, je nutné toto zvýšení nejprve schválit Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj Výběr dodavatele, veřejné zakázky Partneři projektu nejsou povinni veškeré aktivity projektu realizovat sami, ale mohou vyuţít externích dodavatelů. V případě, ţe část aktivit nebude zabezpečena partnerem, tj. pokud bude realizována na základě jedné nebo více smluv o dodávce zboţí, sluţeb či stavebních prací, musí partner při uzavírání takových smluv postupovat v souladu s národní legislativou a dalšími pravidly, které stanovují postupy pro zadávání zakázek. 14
18 Doporučujeme všem partnerům, aby před vyhlášením zadávacího řízení zkonzultovali postup u svého Kontrolora. Předejdou tak možným problémům, které mohou nastat při následné kontrole Aplikované předpisy a obecné zásady V případě českých partnerů je povinnost postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a s ním souvisejícími zákony, vyhláškami a metodickými postupy. V případech, kdy při zadání zakázky není povinnost postupovat dle zákona, se partner musí řídit Postupy pro zadávání zakázek neupravených zákonem (viz příloha č. 4a této Příručky) a Doplňujícími postupy (viz příloha č. 4b této Příručky). Jedná se o následující situace: při zadání zakázky není nutné postupovat podle zákona, protoţe rozsah zakázky je niţší neţ limity stanovené ustanovením 12 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách 11, rozsah zakázky je vyšší neţ limity stanovené ustanovením 12 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách, ale daný partner není povinen postupovat při zadání zakázky dle zákona. V případě, ţe v organizaci partnera platí vlastní postupy pro zadávání veřejných zakázek, můţe je partner aplikovat, pokud splňují minimálně poţadavky stanovené v zákoně, resp. v přílohách č. 4a a 4b (v tomto případě doporučujeme předem konzultovat postup s příslušným Kontrolorem, který bude posuzovat, zda vlastní postupy uplatňované v organizaci partnera splňují minimálně poţadavky stanovené v zákoně, resp. v přílohách č. 4a a 4b). Hlavním smyslem zadávání zakázek podle uvedených pravidel je umoţnit rovný přístup všem potenciálním dodavatelům a zejména zajistit hospodárné nakládání s veřejnými prostředky a vybrat takovou nabídku, která respektuje principy hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti tak, jak jsou tyto pojmy vymezeny v 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění 12, a zároveň zásady uváděné v 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění 13. Z toho důvodu je nutné klást důraz nejen na dodrţování procedur, ale i na zmíněné principy a zásady. Zásada transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a princip hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti se vztahují na všechna zadávací řízení bez ohledu na to, zda jsou postupy pro jejich zadávání upraveny přímo zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách nebo jinými pravidly, a jejich dodrţení jsou předmětem posouzení zadávacího řízení Kontrolorem. 11 Tzv. veřejné zakázky malého rozsahu. 12 Zákon definuje princip hospodárnosti jako pouţití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů s co nejniţším vynaloţením těchto prostředků, a to při dodrţení odpovídající kvality plněných úkolů; princip efektivnosti jako takové pouţití veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvýše moţného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaloţených na jejich plnění a dále princip účelnosti jako takové pouţití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosaţení cílů při plnění stanovených úkolů. 13 Zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodrţovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 15
19 Hodnoticí kritéria Jako hodnoticí kritérium pro výběr nabídky by zpravidla měla být, s ohledem na výše uvedenou zásadu hospodárnosti, nabídková cena. V případě pouţití kritéria ekonomická výhodnost nabídky, musí být nabídková cena (případně náklady ţivotního cyklu) jedním ze subkritérií a její váha na celkovém ohodnocení kritéria ekonomická výhodnost nabídky musí činit minimálně 60 % Posouzení zadávacích řízení 14 A. Před vyhlášením zadávacího řízení U všech zakázek, u kterých bude zadávací řízení vyhlášeno po podpisu Smlouvy o podmínkách realizace projektu (viz kap ) a jejichţ hodnota je Kč a vyšší (platí pro dodávky a sluţby), resp Kč a vyšší (platí pro stavební práce), je partner před vyhlášením zadávacího řízení povinen předloţit svému Kontrolorovi ke kontrole následující dokumenty (dokumenty stačí předloţit v elektronické podobě): zadávací dokumentaci, příp. výzvu (pokud zároveň plní funkci zadávací dokumentace) kalkulaci předpokládané hodnoty zakázky vč. zdůvodnění této kalkulace (uvedení z jakých údajů a informací partner vycházel při stanovování předpokládaných cen) 15 Kontrolor vydá k uvedeným dokumentům stanovisko do 10 pracovních dní od jejich obdrţení. V případě, ţe dokumentace předloţená partnerem není kompletní, nebo Kontrolor potřebuje k posouzení předloţené dokumentace další doplňující informace, běh této lhůty se pozastavuje. Běh lhůty pokračuje v okamţiku, kdy partner dodá chybějící podklady/ poţadované informace. Zadávací řízení je moţné vyhlásit aţ po obdrţení souhlasného stanoviska Kontrolora a partner je povinen při vyhlášení zadávacího řízení pouţít ty verze dokumentů, které byly posouzeny Kontrolorem. B. V průběhu zadávacího řízení V průběhu zadávacího řízení mají pracovníci příslušného Kontrolora právo účastnit se všech procedur souvisejících s výběrem dodavatele a mají právo přístupu k veškeré související dokumentaci. Partner má povinnost v případě zakázek s hodnotou převyšující 800 tis. Kč u dodávek a sluţeb, resp. 3 mil. Kč u stavebních prací prokazatelně zaslat svému Kontrolorovi písemnou pozvánku (elektronicky nebo listovní poštou) na jednání hodnotící komise, a to 14 Posouzením veřejné zakázky nepřechází na Kontrolora odpovědnost za to, ţe zakázka bude zadána správně a v souladu se zásadami, zákony a dalšími předpisy uvedenými výše v kap Tuto odpovědnost nese vţdy zadavatel zakázky. 15 Kalkulace předpokládané hodnoty zakázky musí obsahovat rozsah plnění, která jsou předmětem zakázky a jednotkové ceny. V případě, ţe je zakázka sloţena z více dílčích plnění, musí být kalkulace v této podobě provedena za kaţdé dílčí plnění. Zdůvodnění kalkulace musí být podloženo buď informacemi o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění (partner můţe vycházet např. z vlastních zkušeností se zadáním stejné či podobné zakázky v minulosti nebo z jiných dostupných údajů a informací např. veřejně přístupné údaje na internetu nebo v odborných publikacích) nebo průzkumem trhu s poţadovaným plněním. 16
20 nejpozději 7 kalendářních dnů před jeho konáním 16. Kontrolor dle vlastního uváţení rozhodne, zda se jednání hodnotící komise zúčastní. Pokud se Kontrolor jednání hodnotící komise účastní, vystupuje v roli pozorovatele. V ţádném případě nemůţe být jmenován členem hodnotící komise. C. Před podpisem smlouvy s dodavatelem Zadavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci o zakázce a záznamy (vč. elektronických) o úkonech souvisejících s realizací zakázky. Dokumentací o zakázce se rozumí souhrn všech dokumentů v listinné či elektronické podobě, jejichţ pořízení v průběhu zadávacího řízení, popř. po jeho ukončení vyţaduje zákon (u veřejných zakázek, na které se vztahují ustanovení zákona), resp. postupy stanovené v přílohách č. 4a a 4b (u zakázek, na které se zákon nevztahuje). Informace o výběru vítězné nabídky musí být spolu s dokumenty uvedenými dále v textu předložena Kontrolorovi před podpisem smlouvy s dodavatelem. Upozorňujeme, ţe v případě veřejných zakázek, u kterých je postup zadávání upraven přímo zákonem č. 137/2006, zákon stanovuje lhůtu pro uzavření smlouvy. Zároveň lhůta pro provedení kontroly průběhu zadávacího řízení Kontrolorem činí 10 pracovních dní. Z toho důvodu je nutné dokumenty předloţit vţdy co nejdříve po uzavření jednotlivých procesních kroků stanovených zákonem (tj. po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky dokumenty uvedené níţe pod body a) g) a po vypořádání námitek dokumenty uvedené níţe pod bodem h)). Pro účely posouzení správnosti postupu zadavatele při zadávání zakázky budou vyţadovány následující základní dokumenty: a) text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy zaslaný poţadovanému počtu potenciálních dodavatelů k podání nabídky a dalších dokumentů vymezujících předmět zakázky (např. zadávací dokumentace, je-li povinnost ji zpracovat) vč. dokladů prokazujících jejich odeslání 17 b) vítěznou nabídku podanou uchazečem na základě oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy zadavatele nebo jiné informace či ceníky, z nichţ vyplývá plnění nabízené uchazečem c) protokol o otevírání obálek (není vyţadován, pokud jsou informace o otevírání obálek zahrnuty ve zprávě/protokolu o posouzení a hodnocení nabídek) podepsaný členy komise pro otevírání obálek d) zpráva/protokol o posouzení a hodnocení podaných nabídek podepsaný členy hodnotící komise, včetně dokladů o jmenování hodnotící komise a prohlášeních o nepodjatosti všech jejich členů e) rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky, vč. dokumentů prokazujících jeho odeslání všem dotčeným uchazečům a zájemcům 16 Tato povinnost se týká pouze těch zadávacích řízení, která jsou realizována po podpisu SoPR. Průběh zadávacích řízení konaných před podpisem SoPR prokazuje partner při následných kontrolách. 17 Partner v rámci zadávací dokumentace mimo jiné stanoví (a) fakturační podmínky tak, aby byla jednoznačně patrná souvislost jednotlivých faktur s projektem (v souladu s čl. 4, písm. b Přílohy č. 1 SoPR) a (b) povinnost vybraného dodavatele zajistit projektu dostatečnou publicitu dle náleţitostí uvedených v kap. 4.6 této Příručky a informovat veřejnost vhodným způsobem o tom, ţe projekt je spolufinancován z prostředků EU (netýká se případů, kdy Partner adekvátní publicitu svého projektu zajišťuje vlastními silami). 17

References: čl. 55
 čl. 16
 čl. 60
 čl. 14
 zákona č. 320
 zákona č. 137
 čl. 4