Source: https://www.scribd.com/document/156081181/5-Valorizaciones-y-Liquidacion-de-Obra
Timestamp: 2019-04-21 06:40:30+00:00

Document:
Uploaded by Robert Canario Gamarra
Modulo II Nueva Ley de Contrataciones Del Estado y Su Reglamento Aplicado a Obras
Modulo III, Adicionales y Elaboracion de Valorizaciones de Obras
Docente: RICARDO A. SOSA SANDOVAL
“Es la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra en un periodo determinado”. Pagos a cuenta de un contrato según trabajos realizados en un lapso de tiempo. Las valorizaciones serán elaboradas el último día de cada período previsto en el contrato, por el inspector o supervisor y el contratista.
1. Periodos para valorizar. No precisados en las normas. Se debe fijar en Bases o Contrato, pueden ser: a) Quincenal b) Mensual c) Otros 2. Tipos de valorizaciones a) De Obra Principal (Cont. Principal) b) De Obra Adicional (Presupuesto Adicional) c) De May. Gastos Generales Variables (Ampliación Plazo) d) De Intereses (Demora en el pago).
U. Obra a Precios Unitarios.= Valor Referencial (de la Entidad) F.Ofertado + Utilidad ofertada Se valoriza hasta el total de metrado realmente ejecutados. b.ejecutado contratado x P.R.U. ) x F. Del V.V. + Utilidad V. Obra a Suma Alzada.R.R. Se valoriza hasta el total de metrado del presupuesto de obra.Grl.R.Grl.R.ejecutado x P. V = ( Mtdo. = Factor de Relación = MContrato / V.R.VALORIZACIONES DE OBRA PRINCIPAL a. .) + Gt.Ofertado) + Gt. V.R. V = (( Mtdo.
Soga 120 m3 150 m2 Metrado Ejecutado 135 m3 140 m2 a Valorizar 120 m3 150 m2 .k.Sistemas de Valorizar a) Suma Alzada. Se valoriza hasta el total del metrado del presupuesto.  Ejemplo : Partida Presupuesto C°A° 210 kg/cm2 Muro k.
Sistemas de Valorizar b) A Precios Unitarios  Se valoriza hasta el total de los metrados realmente ejecutados Partida Presupuesto C°A° 210 kg/cm2 Corte terreno fund. 120 m3 150 m3 Metrado Ejecutado 135 m3 140 m3 a Valorizar (120 + 15)m3 (150 – 10) m3 .
. Algunas Entidades siguen solicitando: • Inscripción Obra en el M. CONAFOVICER .E. e) Plazo de pago de la Valorización Solo se ha fijado para valorizaciones mensuales. P. b) Fecha para metrar: el último día de cada periodo definido en las Bases o Contrato. c) Fecha de presentación de la Valorización: Valorizaciones mensuales 5 días contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la Valorización.Procedimiento para valorizar a) Metrados y valorización: en forma conjunta Residente y Supervisor (inspector).T. SENCICO. d) Documentación para trámite de valorización (Norma no precisa este tema). y se cancelarán en fecha no posterior al último día del mes siguiente al de la valorización. (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo) • Copias de Comprobantes de Aportaciones ESSALUD.
contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva.PAGO DE VALORIZACIONES El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para períodos mensuales. es de cinco (5) días. en su defecto. A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones. el contratista tendrá derecho al reconocimiento de los intereses pactados en el contrato y. . al interés legal. y será cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes. Para el pago de los intereses se formulará una Valorización de Intereses. de conformidad con el Código Civil. por razones imputables a la Entidad.
A.PLAZO PAGO VAL.I. se le debe agregar el I.V.TIL DIA PAGO VAL.1) F.) se publica todos los días en el diario EL PERUANO o en la www.A.sbs.Intereses por demora  Intereses por demora en el pago de las Valorizaciones de Obra Principal.T. El Factor Acumulado Tasa de Interés Legal (F.G. . por lo tanto al momento de facturar el monto de intereses calculado. Los intereses no prescriben: solicitud la Liquidación Final La Valorización Liquida corresponde al monto en efectivo adeudado al Contratista.L.A. . TIL DIA VENCT. En Obras Públicas No reconocen intereses de intereses. Adicionales y Mayores Gastos Generales Variables INTERESES = VALORIZACION NETA x ( F.
NETA = VN .01) DESCRIPCION VALORIZACION PERIODO REAJUSTES DEDUCCION REAJUSTE VALORIZACION BRUTA AMORTIZACION ADELANTOS VALORIZACION NETA I. CANCELAR AL CONTRATISTA VARIABLES V R (-)D VB = V + R – D (-)A VN = VB – A 18% VN VN + IGV PARA CALCULO DE INTERESES VAL.V.G.ESQUEMA DE VALORIZACION (Resolución 01-95-EF / 76.
I. 65.) S/.000.765.V. (18% x V. 2012: 12.54489 / 4.00 S/. 100. del 12.05. 1.L.00 S/.765.I.2012 T.700.42474) .00 S/.L.765.G.02 + IGV = 1.) Valorización Neta Efectivo I.000.00 S/. 65.000.000.082. 5.00 S/.06.05.2012: 4. 5.000.2012 T. 100.02 Total Inter = 1.54489 (asumido) Intereses = 65.000 x [(4.70 = S/.00 Mes de la valorización: Abril 2012 Vencimiento plazo de pago: 31. 2.02 + 317.06.N.000.00 S/.00 S/. del 31. 35.) Valorización Bruta Amortización de Adelanto ( .1] = S/.000.42474 (asumido) Día de pago de la valorización Abril.72 .Ejemplo Cálculo Intereses DESCRIPCION MONTOS Valorización del mes de Abril 2012: Reajuste Bruto: Deducción de reajuste ( . 11.2012: 4.
P. 49º del D. no se puede modificar .S. gastos generales) dentro del costo o presupuesto total de la obra. Nº 184-2008-EF  Continua vigente D. equipo.S.REAJUSTES Reajuste = V ( K-1) SISTEMAS DE REAJUSTES  Art.Nº 011-79-VC para obras FORMULA POLINOMICA Es la representación matemática de la estructura de costos de un Presupuesto y esta constituida por la sumatoria de términos. materiales.  K = a Jr/Jo + b Mr/Mo + cEr/Eo + dVr/Vr + eGUr/Guo Firmado contrato la F. denominados monomios. que consideran la participación o incidencia de los principales recursos (mano de obra.
INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS AREAS GEOGRAFICAS .
Las áreas geográficas son: Área Geográfica Nº 1: Tumbes. Área Geográfica Nº 2: Área Geográfica Nº 3: Ancash. Amazonas y San Martín. Huancavelica. Lima. Lambayeque. Arequipa. La Libertad. Área Geográfica Nº 4: Área Geográfica Nº 5: Área Geográfica Nº 6: Loreto Cusco. Apurímac y Madre de Dios. . el Callao e Ica. Junín. Cajamarca. Ayacucho y Ucayali. Pasco. Piura. Moquegua y Tacna. Puno. Huánuco.
Los índices Unificados no se pueden prorratear en función a periodos de tiempo.90 (v) El índice unificado 15 se encuentra "descontinuado".88 Se agrupa el índice unificado 63. según Resolución Nº 024-88-VC-9200 de 15. el INEI ha dividido nuestro país en 6 regiones: 1. 2.06.90 (vi) El índice unificado 79 se encuentra "reagrupó" en el índice 30 desde enero de 1999. etc. 2. Areas geográficas. materiales. Resolución Jefatural Nº 048-99-INEI . entre el 15 y el 20 de cada mes.) del mes anterior al de su publicación. de 25 y 76 dentro del código 30. de código 67 dentro del 66 y de código 75 dentro del código 74.88.83 (i) Se sustituye a partir de Marzo-87 el indice 29 por el Nº18 para todo tipo de cable telefónico según Resolución Nº026-87-VC-9200 de 17. Los Códigos. 43 (Madera para encofrado). los Indices Unificados son válidos para todo el mes. 3. de código 58 dentro del código 56. ( * ) Se agrupó (cambió de índices) con Res. etc.88. Como se muestra en el cuadro anexo.88-VC-9200 de 20. (ii) Reagrupado en el Indice Unificado 30.Indices Unificados de Precios del INEI Son publicados todos los meses en El Peruano. según Resolución Nº 009-90-VC9200 de 31. 4.04.01. según Resolución Nº 015. y corresponden a la variación de precios de los diversos recursos de la construcción (mano de obra. dentro del índice unificado 65. 074-80-VC-9200 del 17. 21 (Cemento Portland tipo I). 5 y 6. ( ** ) El código 75 pasó a 74 con Res. equipo.01. han sustituido los nombres de los recursos: 03 (Acero corrugado). Resolución Nº 049-90-VC-9200 de 12. 074-80-VC-9200 del 21-04-80.09. los Índices Unificados se presentan en una Tabla de doble entrada: 1. Indices unificados de precios 35 y 36 dentro de código 28.10. Crean el índice 73.
39 290.36 258.94 195.226 JO FO BO CO MO EO TO GGU O .07 MAY.61 258.287 JR F B C M E T GGU R  0.47 294.00 271.10 287.36 321.01 269.95 267.061 R  0.82 261.94 188.65 258.70 238.074 R  0.20 264.43 238.36 322.38 236.90 198.14 287.10 286.94 195.94 194.08 312.EJEMPLO DE APLICACION Indices Unificados según Area Geográfica (N° 2): SIMB.18 258.95 285.088 R  0.33 283.15 313.94 187.10 289.33 281.07 MAR.30 263.06 NOV.20 322.07 FEB.30 258.09 314.07 ABR.51 320.91 275.25 314.057 R  0.42 267.15 268.90 277.69 258. IU OCT.30 271.90 287.62 Cálculo de K: K  0.06 DIC.43 263.08 285.93 264.94 191.39 236.151 R  0.24 304.97 234.03 265.92 234.57 261.06 ENE.24 294.20 321.88 298.93 236.79 258.56 240.07 J F B C M E T G 47 3 17 21 43 48 72 39 258.40 320.94 198.056 R  0.02 305.
49º).  Valorizaciones de Obra y valorizaciones Adicionales : reajustan con SU PROPIA FORMULA POLINOMICA  Reajuste al mes en que debe ser pagada la Valorización.U. (K) conocidos al momento de la Valorización  En la Liquidación de obra: Reajuste con los I.REAJUSTES DE VALORIZACIONES Artículo 198º REAJUSTES  Bases (Expediente Técnico) establecerán Fórmulas Polinómicas (Art.  Durante la ejecución de obra: Reajuste con los I.U. Nota: EN LA LIQUIDACION FINAL SE COMPARAN LOS REAJUSTES PAGADOS A CUENTA CONTRA LOS DEFINITIVOS LO QUE DARA SALDOS (+) o (-). (K) definitivos que corresponde. .
Mat. Nº 011-79-VC del 01 de marzo de 1979 Modificaciones : D.) D.S.Directo) Normas sobre reajustes a) Norma General b) Norma para Obras Atrasadas c) Norma para Obras permanentemente Adelantadas d) Norma para Obras con Adelanto Directo e) Norma para Obras con Adelanto Específico para materiales e insumos . Nº 022-80-VC (Amortización Adel.S. Nº 017-79-VC (Deducción Adel.Mat. Nº006-86-VC (Deducción Adel.Sistema de Reajustes  D.) D.S.S.
De ambas normas se obtiene: Ri = Vi ( K i +1 . Nota: EN LA LIQUIDACION FINAL SE REALCULAN LOS REAJUSTES CON LOS I.U. se aplica un reajuste a cuenta con los I. (K) del mes anterior.U.1) Durante la ejecución de la obra no es posible aplicar la norma general. DEFINITIVOS QUE IMPLICA LOS K DEFINITIVOS (PARA VAL MENSUALES ES EL MES SIGUIENTE). 197º señala que el plazo de pago es hasta el último día del mes siguiente. Para Valorizaciones mensuales el art. .NORMA GENERAL Las Valorizaciones de Obra Principal y de Obra Adicional se reajustan al mes en que debe ser pagada la Valorización.
00 IGV (18%): 1. Enero 2007: S/.000.100.REAJUSTES a.010 Kf = 1.030 Valorización N° 01 (Enero’2007):        Al 31 de Enero se aplican los Indices Unificados Kf a Febrero’2007 Val. 18000 Asumidos: Kf = 1. 20000 V3: S/.00 Amortización adelantos: 0.818.00 . de acuerdo al plazo legal o contractual estipulado.00 Reajuste = 10000 (1.00 Val. Bruta: 10. 10000 V2: S/.00 Val. Enero’2007 Febrero’2007 Marzo’2007 Abril’2007 Ejemplo: Meses: Valorización: V1: S/. 10.100. Neta: 10.020 Kf = 1. 15000 V4: S/. serán ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas. Las valorizaciones de obra efectuadas o de adicionales a precios originales del contrato. los índices de precios correspondientes al mes en que debe ser pagada la valorización.010-1): 100.
10.154.030-1) = 115.020-1) = 123.000 = 6. se hallará por proporción los momentos de cada mes calendario en que se haya efectuado avance real de la obra.010  V1’ = (16/26)10.00 (1.08  V1” = (10/26)10.154.030 Asumido: KM=1.REAJUSTES Para el caso en que las Valorizaciones cubran periodos superiores al mes. aplicándole a estos montos el coeficiente de reajuste K respectivo.020 KJ=1.000 Meses: Fechas: Periodo: V1’ Mayo’2007 15/05 31/05 V1” Junio’2007 10/06 Julio’2007 16 días 10 días KJ=1.00  R1” = 3.38  Reajuste: R1’ + R1” = S/. El mismo procedimiento se seguirá en valorizaciones que comprendan un lapso no coincidente con el mes calendario.00  R1’ = 6. 238.846.00 (1.000 = 3.846. Cuando la valorización cubre periodos superiores al mes calendario: V1: S/.46 .
EJECUTADOS ≤ S REAJT. EJECUTADAS < S VAL. PROGRAMADOS . PROGRAMADAS En este caso : S REAJT. RECONOCIDO = S REAJT.NORMA PARA OBRAS ATRASADAS Obra atrasada cuando : S VAL. PROGRAMADOS S REAJT.
00 0.35 151.50 47.00 49.000.00 29.00 865.35 4 Mar'07 100.00 0.00 Reaj.769.50 49.088.00 .00 28.50 1.00 782.50 43.Ejec.00 1. Prog.50 732.00 782.50 782.85 101.00 1.00 1.000.00 374.549.50 49.000.000.35 Valorizac.50 11.549.00 88.50 1 Dic'06 22.156.00 11.50 732. Avanc.013 403.017 799.35 < < < > 66.642.50 89.00 49.357.EJEMPLO DE APLICACION Valoriz.143.156. 49.Recon.50 2 En'07 69.Prog.35 1. 49.00 1. (2+4) 16.268.00 732.003 66.50 60. K-1 Reaj.00 31.50 16.793. Reaj.000.35 Valoriz.013 151.307.00 112. Avanc.307. Fecha N° (1) (2) (3) (1x3) (2x3) (4) 22.000.00 43.268.00 3 Feb'07 100.156.00 1. Reaj.00 16.00 16.50 0.00 1.500.000.00 865.00 1.268.00 59.50 374. Ejec.820.588.370.307.307.50 0. N° 01/Dic'06 02/En'07 03/Feb'07 04/Mar'07 Cálculo ∑ Ejecutado ∑ Program.00 66.513. Mes Recon.00 374.500.
PROGRAMADAS Se paga el Reajuste Ejecutado sin comparar con el Reajuste Programado S REAJT.NORMA PARA OBRAS PERMANENTEMENTE ADELANTADAS Obra adelantada cuando : S VAL. RECONOCIDO = S REAJT. EJECUTADAS > S VAL. EJECUTADO .
(3) (1x3) (2x3) (4) 0. Ejec.00 35.105. Avanc. Reaj.017 799.003 66.00 3 Feb'07 100.000.00 47.105.105.210.00 > 865.000.00 31. 01/Dic'06 105.00 100.000.00 Valoriz.00 02/En'07 1.Prog.000.268.000.00 65.00 105.210.105.210.00 0.00 105.00 105.210.Ejec.00 35. Recon.00 101.00 2 En'07 69.00 105.00 Valorizac.00 0.00 1. Reaj.000.00 > 66.00 35. Fecha N° (1) (2) 22.00 1.00 < 1.00 1.00 105.268. Mes N° ∑ Ejecutado ∑ Program.00 K-1 Reaj.00 1.210.00 1 Dic'06 22. Cálculo Reaj.105.00 03/Feb'07 1.00 1.00 1.00 0.000.00 66.000. (2+4) 35.000.00 .Recon. Prog.EJEMPLO DE APLICACION Valoriz. Avanc.00 865.00 66.105.013 403.000.
100.950 – 1. 5000  V + R = 100.000 REAJUSTE NEGATIVO = DESCUENTO AL CONTRATISTA  R = S/.EJEMPLO DE REAJUSTE Reajuste = V ( K-1)   R = S/.000 + ( .5.000 (1.050 – 1.000) = S/. 5000 V + R = 100. 95. 100.000 (0.000) = S/. 105.000) = + S/.000 + 5.000) = .S/.000 .
Nº 184-2008-EF). renovable cada tres meses por el saldo del adelanto por amortizar (art. 162º del D.S.LOS ADELANTOS El Adelanto Directo El Adelanto Directo corresponde a un capital de trabajo que la entidad otorga al Contratista. Se mantiene vigente hasta la amortización total del adelanto.LEG. . siempre y cuando las Bases del Proceso de Selección lo hayan considerado (art. 1017) y el Contratista lo solicite (art. 38º D. Nº 1842008-EF) Adelanto Directo < 20% MContrato El Contrato incluido el IGV Se otorga contra una Garantía por igual monto. 187º D.S.
Obra con Adelanto Directo Adelanto Directo(AD): hasta 20% Contrato(MC) Amortización: A = ( AD / MC ) x V Deducción de reintegro que no corresponde Deducción: D = (AD x V / MC x Ka) ( K .Ka ) Ka = coeficiente de reajuste mes pago Adelantado   Cuando K > Ka Cuando K < Ka D(+) D(-) Tanto las Amortizaciones y Deducciones empiezan y terminan juntas. .
00 Una vez que la Entidad ha otorgado el Adelanto. el Contratista esta sujeto a la Amortización y Deducción de reajuste. 1’000. .000.000. Ejemplo.Obra con Adelanto Directo El adelanto Directo no se actualiza. El adelanto Directo se amortiza hasta completar el monto del Adelanto otorgado sin IGV.00  Adelanto Directo máximo = 20%MC = AD = 20% x 1’180.  Monto del Contrato (con IGV) = S/.000. ya que este impuesto corresponde a la SUNAT.00 = 1’180. 000. 236.00 = S/.00 + 180.000.
Las deducciones se aplican desde el mismo mes en que se otorga el adelanto directo. es contínua en cada valorización y se termina de aplicar cuando se termina de amortizar el AD.Ejemplo de Adelanto Directo No deben quedar saldos sin amortizar. .
00 (s/IGV) Monto del AD: 20% x 1000000 = S/. 200.Ejemplo de Adelanto Directo Monto Contrato: MC = S/.000.00 .000. 1’000.
Ejemplo de Adelanto Directo .
en concordancia con el Calendario de Adquisición de Materiales e Insumos presentado por el Contratista (art. 162º del D.LOS ADELANTOS Adelanto Para materiales e Insumos El Adelanto para materiales e Insumos deben ser realizados con la anticipación debida (art. Se mantiene vigente hasta la utilización de los materiales e insumos a satisfacción. 188º) y siempre que se haya dado inicio al plazo de ejecución contractual (art. renovable cada tres meses por el saldo del adelanto por amortizar (art. .188º) .S. 183º) Adelanto Materiales < 40% Contrato El Contrato incluido el IGV Se otorga contra una Garantía por igual monto. Nº 184-2008-EF).
Norma para Obra con Adelanto Adelanto Directo (AD) : hasta 20% Contrato (C) Amortización: A = ( AD / C ) x V EN LA LIQUIDACION NO SE RECALCULA SOLO SE VERIFICA ACUMULADO DE AMORTIZACIONES Deducción de reajuste que no corresponde Deducción: D = AD x V ( K .Ka ) C x Ka Ka = coeficiente de reajuste del mes de pago del Adelanto EN LA LIQUIDACION SI SE RECALCULAN LAS DEDUCCIONES CON VERDADERO K Y Ka .
= coeficiente de incidencia del material o insumo en la fórmula polinómica Saldo bruto por Valorizar = monto por valorizar del presupuesto de esa Fórmula Polinómica al momento en que pide el Adelanto. Imo = I. F.mat. del material al mes del V.U. Materiales = c.R. x Saldo Bruto x FR x Ima e Insumos por Valorizar Imo Donde: c. .R. del material al momento en que se pide el Adelanto.U.R. ( 5 decimales) Ima = I. = Factor de Relación = Contrato / V.Norma para Obra con Adelanto Adelanto Materiales (AM) : hasta 40% Contrato (C) Monto Máximo Adel.i.i.
x Pum) x FR x Ima / Imo Se amortiza solo en los meses que se usa el material EN LA LIQUIDACION NO SE RECALCULA SOLO SE VERIFICA ACUMULADO DE AMORTIZACIONES Deducción de reajuste D = c. EN LA LIQUIDACION SE RECALCULAN LAS DEDUCCIONES CON VERDADERO Imr e Ima Cuando Imr > Ima Cuando Imr < Ima D(+) D(-) .mat. del material al mes del V.U.U. mes reajuste Ima = I. del mat. momento en que se pide el Adelanto.Norma para Obra con Adelanto para Materiales e Insumos Amortización A = (Mtdo. mat.utiliz.i.U. x V (Imr – Ima) / Imo Donde: Imr = I.R. Imo = I.
que podrá solicitar el contratista. no deberá exceder al producto del coeficiente de incidencia del elemento representativo correspondiente. afectado a su vez por el factor de relación entre el índice de precio del citado elemento representativo a la fecha del adelanto y el que tuvo en la fecha del presupuesto base. .NORMAS PARA OBRAS CON ADELANTOS ESPECÍFICOS PARA MATERIALES El monto máximo de adelanto específico para la compra de materiales agrupados bajo cada elemento representativo. por el saldo bruto de obra por valorizar en el instante de hacerse efectivo el adelanto.
Cálculos Para calcular la deducción de los reajustes por variación de precios que puedan experimentar los materiales objeto de los citados adelantos a partir de la fecha en que la Entidad Pública Contratante los haya hecho efectivos y hasta su total utilización. aplicándose la siguiente fórmula de deducción a cada adelanto otorgado para cada elemento representativo: D = A (Imr – Ima) / Imo Donde:  D : Deducción en cada valorización bruta reajustada.  A : Monto del adelanto utilizado en la valorización que se reajusta. b. De la valorización reajustada. se deducirá el monto de reajuste que no corresponda. . Se reajustará la valorización de acuerdo al coeficiente "K" proveniente de la fórmula polinómica de reajuste. se seguirá el siguiente procedimiento: a. Este monto se obtendrá multiplicando el coeficiente de incidencia del elemento correspondiente por el monto bruto de la valorización hasta completar el total del adelanto otorgado afectado por la expresión.
se aplicará el procedimiento arriba fijado para cada adelanto. teniendo en cuenta que la utilización de un adelanto para el efecto del descuento del reajuste.Cálculos  Imo: es el índice a la fecha del Presupuesto Base. c.  Imr: es el índice del mismo elemento representativo a la fecha del reajuste. . El monto utilizado de ambos adelantos en una misma valorización no debe superar el producto de coeficiente de incidencia del elemento representativo por el monto de la valorización bruta. se abonará más de un adelanto en meses calendarios diferentes.  Ima: es el índice del mismo elemento representativo a la fecha efectiva del adelanto. del elemento representativo dentro del que se encuentra el material o materiales para los cuales se otorgó el adelanto. se realizará una vez concluida la utilización del adelanto inmediato anterior. En el caso que para un mismo elemento representativo.
Para el caso que la Entidad Pública Contratante. el mismo régimen señalado para los adelantos específicos. a solicitud del contratista abone directamente a los proveedores facturas por materiales. serán considerados como adelanto. . se efectuará en las valorizaciones que correspondan. siguiendo el mismo régimen señalado para los adelantos específicos. se aplicará también. para efecto de los reajustes.Cálculos d.a la fecha del reajuste. afectado por la relación entre el índice Unificado del elemento representativo objeto del adelanto y el que tuvo a la fecha del Presupuesto Base. La amortización de los adelantos específicos para materiales. f. e. a partir de la fecha en que se efectúe el pago de la valorización. Los "materiales en cancha" suministrados por el contratista y valorizados a su solicitud por la Entidad Pública Contratante. en un monto igual al material utilizado en ellas.
50 24. Imo AMORIZACION CALCULO DE AMORTIZAC.55/317.571.163 24750x480.571.00 51.750. MONTO A Ima P.50 16.2006 Abr.50 16.00 MONTO A P.00 MATERIAL UTILIZADO cem (bls) 16.) x Ima / Imo ADELANTOS OTORGADOS PRIMER ADELANTO: S/.A LA FECHA P.00 480.500.2006 2.040 317.2005 Ene.04/317.U.00 16.00 37.163 33000x659.000.000.000.00 480.00 62.040 317.00 480.50 16.500.163 33000x480.00 120.500.2006 Feb.B.571.500.500.163 24750x659.55/317.000.EJEMPLO DE APLICACION CASO DE OBRA CON ADELANTO ESPECIFICO PARA MATERIALES AMORTIZACION DE ADELANTOS AMORTIZACION = MATERIAL UTILIZADO x PRECIO UNITARIO (P.000.000.00 6.163 33.163 41.2006 1.00 SEGUNDO ADELANTO VAL.B.163 41250x480. PRIMER ADELANTO VAL.428. ADELANTO OTORGADO SALDO POR AMORTIZAR 4 5 Mar.00 120.00 659. OTORGADO AMORTIZAR ADELANTO SALDO POR 150.43 68.750.57 68.00 0.550 317.000.U.00 2.000.B.50 33.04/317.00 AMORTIZAC.000.000.B.250.00 68.550 317.55/317.163 57.00 62.500.500. 150. Ima Imo CALCULO DE AMORIZACION 50.000.00 3.163 24. SEGUNDO ADELANTO: S/.00 1 2 3 DIC.550 317.B.00 659.43 120.163 99.00 .00 100. N° FECHA MATERIAL UTILIZADO cem (bls) P. N° FECHA P.00 62.000.000.00 1.00 100.000.A LA FECHA P.500.00 150.000.00 2.750.43 0.
LIQUIDACION FINAL OBRA A SUMA ALZADA * P.G. * UTILIDAD * ¿Metrados de Liquidación? “Ejecutados-Aprobados” OFERTA .R.U. * G. * UTILIDAD * ¿Metrados de Liquidación? “Contratados” VR X F.G. OBRA A PRECIOS UNITARIOS * P. * G.U.
MAYORES GASTOS GENERALES MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES:  Ampliaciones de Plazo : Por Ejecución de Obras Adicionales. NO tienen Mayores Gastos Generales Variables.  Entidad: pago de VMGG : 30 d. siguiente recibir aprobación del I / S.  Inspector / Supervisor: revisión y aprobación: 5 d.n. Supervisión: gastos generales necesarios.  Obras Adicionales / Prestaciones adic. .n.  Ampliaciones de Plazo : Por paralización obra causa ajena Contratista: Mayores Gastos Generales Variables acreditados (estructura original).
(V.G.39 (V.P.R.G. x G.L.I.39 (causal) Ind. Ofertado Nº días plazo contrato G.MAYORES GASTOS GENERALES  M. T.G. día vcto. x x  Demora en el pago de VMGG: Interés Legal (Valorización Intereses) INTERESES = VMGGA x Fact.R.39 (V. Plazo pago VMGG  Pago: Valorización de Mayores Gastos Generales (VMGG) .V.G.V en Obras a Precios Unitarios MGGV = Nº días A.Acum.R.)  M.V.P.) Ind.xF.I.39 (causal) Ind.L.R. T. Acum.G.V en Obras a Suma Alzada MGGV = Nº días A.G. día pago VMGG -1 Fact.) Nº días plazo contrato x Ind.
000.71/279.189.Los Valores de los Indices Unificados.18% = S/.10. . 39 ( lp ) de Setiembre 2011 = 282.923. 39 ( lo ) de Mayo 2011 = 279.10.19) = S/.12 x 1.) = Mayo 2011  Inc.12  Valorización MGGV = 15.R. 17.19  Gastos Generales Direct. Unif.000/100)x(282.189. tiempo = 15%  Plazo contractual = 100 días calendario  Término del plazo contractual = 03.00  Mes del Valor Referencial (V.La causal ocurre dentro de un mismo mes calendario. relac. 15.2011  Mes calendario donde ocurre la causal = Setiembre 2011 (Desabastecimiento de Materiales)  Ampliación de plazo = 10 días calendario  Nueva fecha de término de plazo = 20.16 . 1'000.71  MGGV = 10x(15% x1'000.EJEMPLO DE APLICACION  Se asume: .2011  Inc. Unif.  Costo directo del Contrato = S/.
ADICIONALES DE OBRA (RESOLUCION Nº 196-2010-CG) Aquella obra que no esta considerada en el expediente Técnico. se considera prestación adicional de obra a la ejecución de trabajos complementarios y/o mayores metrados no considerados en las bases de la licitación o en el contrato respectivo. genera un Presupuesto Adicional de Obra. pero cuya ejecución es necesaria o indispensable para alcanzar la meta prevista de la obra principal. y que resultan indispensables para alcanzar la finalidad delcontrato original. La ejecución de una prestación adicional. ni el contrato. Para los fines del control gubernamental. .
Tal decisión origina el reconocimiento de la necesidad de efectuar prestaciones adicionales de obra por un valor determinado. sin perjuicio de la liquidación final. . debiendo ser previa a la ejecución de las mismas.Ejemplo: La aprobación de los presupuestos adicionales de obra debe efectuarse mediante resolución del Titular de la Entidad o instancia competente según la normativa que corresponda.
Los adicionales mayores del 15% del MCO.Por errores.  Procedimiento: . omisiones del Exp.Los adicionales menores o iguales al 15% del MCO.Técnico . . Tipos:  Por mayores metrados. con precios unitarios del Presupuesto Base (Valor Referencial).Por hechos posteriores a la suscripción contrato. pero la Contraloría es quien autoriza su ejecución y pago. .  Por Obras Complementarias con precios unitarios pactados. autoriza su ejecución y pago la Entidad. aprueba el Adicional la Entidad.PRESUPUESTOS ADICIONALES Origen: . deficiencias.
Procedimiento y Plazo La tramitación y aprobación se inicia con la anotación en el cuaderno de obra “sea por el Contratista o el Supervisor”.El I o S tiene 10 d. .c. Para preparar y presentar el “presupuesto adicional” al I o S.c. . Para emitir “resolución aprobatoria” (la demora PUEDE ser causal Amp.c. -A partir del día siguiente de la anotación el Contratista tiene 10 d. .Plazo). Para evaluarlo y remitirlo a la Entidad.La Entidad tiene 10 d. .Deberá realizarse con 30 días calendario de anticipación a la ejecución.
1) Obra Precios Unitarios:  Ppto.Adic. = (Metdo.adic. x P.U. Ofert. ) + Gt.Grl.(F y V ) propio +Utilidad oferta  Ppto.Adic. = (Metdo.adic. x P.U. Pactado ) + Gt.Grl.propio + Utilidad oferta 2) Obra Suma Alzada:  Pto.Adic. = (Mtdo.adic. x P.U. VR x FR ) + Gt.Grl.del VR x FR + Utilidad del VR x FR  Pto.Adic. = (Mtdo.adic. x P.U. Pact. ) + Gt.Grl.VR x FR + Utilidad x VR x FR
Presupuesto Adicional que no cuenta con Presupuesto Deductivo Vinculante  Se genera la necesidad de un muro de contención o de una alcantarilla no previstos inicialmente en el Expediente Técnico.  A = Monto del Adicional (a fecha del V.R.)  M.C.O. Monto del Contrato de Obra (Original).
Presupuesto Adicional que considera Presupuestos Deductivos Vinculantes
Este caso se presenta cuando en el Presupuesto Contratado ya existe una partida contractual (Por ejemplo: cunetas de mampostería de piedra) y se modifica por otra partida adicional que responde a la misma finalidad (por ejemplo: cunetas revestidas en concreto).  Luego se genera un Deductivo Vinculante (D) (partida cunetas de Mampostería de Piedra) y en Adicional (partida cunetas Revestidas de Concreto).  En este caso la fórmula a aplicar es la siguiente:
tramo.15 Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad. para bienes.40 . . Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta. del pago final o en la liquidación final. hasta por un monto máximo equivalente al diez por cien (10%) del monto contractual o. o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento o adicional por el monto diferencial de la propuesta. En todos los casos. de ser el caso: del ítem. servicios y ejecución de obras: F = 0.PENALIDADES En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato.Para plazos menores o iguales a sesenta días. la Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso. etapa o lote que debió ejecutarse o de la prestación parcial en el caso de ejecución periódica. la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento.Para plazos mayores a sesenta (60) días: Para obras: F = 0.10 x Monto / (F x Plazo en días) Donde: F tendrá los siguientes valores: . la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: Penalidad diaria = 0.
2. Consiste en un proceso de cálculo técnico. bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato. . El Saldo Económico que puede ser a favor o en contra. sea del contratista o sea de la Entidad. El Costo Total de la Obra Pública.LIQUIDACION FINAL DE OBRA No hay definición en las normas vigentes. que tiene por finalidad determinar principalmente lo siguiente: 1.
. sea en su plazo o fuera de él: Acta de Recepción de Obra. distinguimos dos tipos de Liquidaciones: Liquidación de Cuentas. Liquidación Final. Cuando se trata de una obra concluida.Tipos de Liquidaciones Obras por Contrata. Cuando se trata de una obra que no se concluye por Resolución del Contrato: Acta de Constatación Física e Inventario de Materiales .
Tipos de Liquidaciones Para Obras por Administración Directa o Ejecución Presupuestaria Directa: Se debe señalar que las Obras por Administración Directa o por Encargo. b. Liquidación Financiera. según la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Resolución de Contraloría establece: a. Liquidación Técnica. no están bajo el ámbito de aplicación de estas normas. y b. .
calendarios. . adicionales. valorizaciones.Solicitarlo a la Oficina de Administración de la Entidad. Liquidador debe conocer sobre normas aplicables a las obras publicas 2. 3. cuaderno de obra. comparación de reintegros. Tener conocimiento de los procedimientos técnicos Reformular y evaluar: valorizaciones. intereses. deducciones de reajustes. etc. índices unificados. 4. expediente Técnico. con copias de los comprobantes de pago: por Adelantos. Bases. Contar con estado económico financiero de la obra.Condiciones para liquidar una obra 1. calendarios. valorizaciones. resoluciones de ampliaciones de plazo. etc.. etc.legales – administrativos completos: Contrato. resoluciones de adicionales. Absolución de consultas de la licitación. en la cual están registrados todos los pagos efectuados. amortizaciones. cálculo de intereses.Contar con documentos técnico .
contados desde el día siguiente de la Recepción de la Obra. .S.Procedimiento Contratista presenta la Liquidación: El D. el que sea mayor. Declaratoria de Fábrica o la memoria Descriptiva Valorizada según sea el caso. señala que dentro de un plazo de (60) días (calendario) o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra. artículo 211o.No 184-2008-EF. Además entregará los Planos de Post Construcción. El Contratista debe presentar su Liquidación con la documentación y cálculos detallados.
sea observado o de ser pertinente elaborando otra. En esta situación la Entidad notificará al Contratista para que pueda pronunciarse en los siguientes quince (15) días (calendario). La Liquidación quedará consentida cuando. La Entidad remitirá la Liquidación al Contratista para que este se pronuncie dentro de los (15) días (calendario) siguientes. siendo los gastos de cargo del Contratista. practicada por una de las partes. su elaboración será responsabilidad exclusiva de la Entidad en idéntico plazo. Si el contratista no presentara la Liquidación en el plazo previsto. .Procedimiento La Entidad deberá pronunciarse dentro del plazo de treinta (60) días (calendario) de recibida. no sea observada por la otra dentro de los plazos establecidos.
En tal supuesto. cualquiera de las partes deberá solicitar la conciliación y/o arbitraje. . dentro de los (15) días (hábiles) siguientes.Procedimiento Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra. En el caso de que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra. de no hacerlo se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas. ésta deberá pronunciarse dentro de los (15) días calendario haber sido recibida la observación. aquella deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto antes.
n.h. o 1/10 plazo ejecución obra (mayor)  Liquidación documentada y cálculos detallados + Declaratoria Fábrica o Memoria Descriptiva Valorizada + Planos Post Construcción  Entidad: 60 d. Manifiesta escrito  Siguientes 15 d.n. Pronunciarse (observa.n.  Notifica al Contratista: 15 d.n. hace nueva)  Contratista: 15 d. : Se Pronuncia / No se pronuncia: consentida  No acogen observaciones: 15 d.Resumen Procedimiento Contratista presenta Liquidación:  Recepcionada Obra: Contratista : 60 d.n. : Se Pronuncia / No se pronuncia: consentida Contratista no presenta Liquidación : Entidad la hace + cargo al Contratista (estimado). solicita Conciliación/Arbitraje .
Documents Similar To 5 Valorizaciones y Liquidación de Obra
More From Robert Canario Gamarra

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 198
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 211