Source: http://tuneldeoriente.blogspot.com/2012/
Timestamp: 2017-06-27 08:56:43+00:00

Document:
Túnel de Oriente: 2012
Hallazgos en contrato de Túnel de Oriente - El Colombiano
El Colombiano - CARLOS MARIO GÓMEZ J. - 24 de noviembre de 2012
...la Veeduría estará atenta a que la Gobernación cumpla con la solicitud de la Contraloría de definir un plan de manejo, aunque puso en duda el corto tiempo. "¿En 15 días hábiles podrá elaborar planes de mejoramiento
de 15 años? Más bien esperamos la cordura del Gobernador para tomar una
decisión radical"...
Informe de Contraloría compromete obras en el Túnel de Oriente Mi Oriente - Noticias - noviembre 2012 - Willy Alzate Castro
el archivo, la Contraloría anotó deficiencias en la Planeación del Contrato de Concesión y sus Actas modificatorias, inobservancia en los términos y condiciones de los pliegos, por lo que "los estudios de pre y
factibilidad no eran técnica, financiera ni ambientalmente estructurados", conduciendo a que se añadieran obras que no estaban incluidas en el contrato inicial y que otras se aplazaran. Los treinta y
cuatro hallazgos comprometen también siete casos fiscales.
Constitución en Renuencia Gobernador de Antioquia
La Veeduría Ciudadana sobre el Proyecto “Conexión Vial Aburrá-Oriente”, comparte con Ustedes el documento "Constitución en Renuencia" dirigido al Doctor Sergio Fajardo Valderrama, Gobernador del Departamento de Antioquia.
PÚBLICO DE LA VEEDURÍA CIUDADANA
MEGAPROYECTO “TÚNEL DE ORIENTE”
La Veeduría Ciudadana sobre el Proyecto “Conexión Vial
Aburrá-Oriente” consciente de sus deberes y derechos ciudadanos, señala que:
1. Está demostrado públicamente
mediante la Resolución 0456 de 2012 de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales y las implicaciones que tienen los requerimientos en ella
establecidos, que la Concesión Vial Túnel Aburrá-Oriente y sus empresas
asociadas, contratistas y subcontratistas NO
realizaron oportunamente con idoneidad, competencia técnica y científica,
suficiencia y objetividad, todos los estudios
requeridos para procurar la toma de decisiones responsables y sólidas, que
le permitieran al Estado y a sus ciudadanos comprender a cabalidad los riesgos
de daño a la comunidad, a los contribuyentes, a los usuarios de la vía, al
medio ambiente y en general a los recursos públicos que generaría la
construcción del megaproyecto en cuestión.
2. Es evidente que Cornare no
cumplió idóneamente con su deber y su función constitucional al llevar a cabo los procesos administrativos
con los cuales le dio vía libre al megaproyecto en cuestión.
3. De acuerdo con diferentes
declaraciones públicas de la Gobernación de Antioquia ante los medios de
comunicación es evidente que ésta no ha contado durante administraciones
anteriores, ni tampoco en la actual, con la capacidad técnica, científica,
contractual, ni jurídica para manejar debidamente todos los riesgos de diversa
índole que presenta el megaproyecto en cuestión y su correspondiente contrato.
Por todo lo anterior, es evidente que la confianza
pública no se debe depositar en los mismos actores para realizar todos los
estudios requeridos y para la toma de decisiones correspondientes, porque dados
los diferentes intereses en juego tampoco ahora pueden ofrecer ninguna garantía
de transparencia y de responsabilidad pública. Por lo tanto nuestra Veeduría
Ciudadana reitera que:
1. Es deber de la
Administración Pública garantizar su capacidad para llevar a cabo un proceso de
toma de decisiones idóneo que propenda por la protección y el adecuado manejo
de los bienes públicos.
2. Es necesario que el
Departamento de Antioquia como dueño del megaproyecto actúe con legalidad y
transparencia controlando todos los riesgos, en aras de evitar las futuras
demandas de responsabilidad que recaerían sobre los respectivos gobernadores y
3. La única forma de ganar
plena legitimidad ante los ciudadanos en este caso, es mostrarles la mejor
solución de conectividad mediante un estudio de comparación de alternativas
viales realmente diferentes entre si y considerando todos los beneficios y
4. Para cumplir con ello es
necesario que como dueño del megaproyecto, el Departamento de Antioquia
contrate entidades con probada capacidad
técnica y científica y con probada imparcialidad e independencia de los
intereses políticos y económicos de la Concesión y de sus empresas asociadas, para
realizar y supervisar todos los estudios requeridos (ambientales, técnicos, de
tráfico, de seguridad vial y financieros)
agradecemos todas las acciones que realmente contribuyan al
Nuestra Veeduría Ciudadana comparte con
todos ustedes el documento, "APUNTES
JURÍDICOS INICIALES A LA RESOLUCIÓN 0456 DEL 12 DE JUNIO DE 2012 DE LA
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES -ANLA- POR LA CUAL SE EFECTÚA LA
EVALUACIÓN Y CONTROL PREVENTIVO DEL PROYECTO CONEXIÓN VIAL ABURRÁ-ORIENTE Y SE
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES", elaborado por el Dr. Gustavo Giraldo
Garcés, Abogado y asesor jurídico de la Veeduría.
Resaltamos dos aspectos expresados en el
1. Sobre la Gobernación de Antioquia como titular de
la Licencia Ambiental, que da poder a la Concesión Túnel de Aburrá-Oriente
S.A., delegando su derecho a decidir sobre su proyecto en cabeza del mismo ejecutor.
2. Si el Proyecto evaluado por la ANLA corresponde a
una sola calzada y a un solo túnel en Santa Elena, esto quiere decir que no
conocemos el valor real del Proyecto. No se sabe si los $869.000 millones son
para un túnel o para dos.
Es nuestro deber como Veeduría Ciudadana
divulgar las reflexiones de los diferentes actores sin que con ello comprometa
sus acciones, por eso expresamos que las conclusiones presentadas en el
documento solo comprometen la opinión del Dr. Gustavo Giraldo Garcés.
Agradecemos su valioso interés ciudadano y su
urgente participación en aras del honroso manejo de lo público!
APUNTES JURIDICOS LA RESOLUCION 0456 DEL 12 DE JUNIO DE 2012 Publicado por
Medellin, 24 de abril de 2012 Buenos días!
acción de tutela fue interpuesta ante el Tribunal Superior de Medellín por la Veeduría
Ciudadana al megaproyecto Túnel de Oriente contra la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales –ANLA-, adscrita al Ministerio del Medio Ambiente, la Gobernación
de Antioquia y contra la Concesión Túnel Aburrá –Oriente.
"La obra está soportada en pilares financieros
que no existen, allí entra la valorización. Hasta el momento no hay ninguna Ordenanza que autorice el cobro de ésta para esa obra, porque la
que se aprobó en 1998 fue para otra zona de citación y los recursos los
recaudaba un instituto que desapareció"
En mayo se conocerá futuro del túnel - El Colombiano
El Colombiano - Marcela Vargas C. - L.R. - 23 de abril de 2012La funcionaria aseguró que el principal problema que dificulta la viabilidad de las licencias ambientales es que los estudios de impacto ambiental son de mala calidad y fraccionados. Publicado por
Minambiente defendió orden de detener el Túnel de Oriente
Radio Santa Fe - 19 de abril de 2012 El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Frank Pearl, defendió ante la Comisión IV de la Cámara de Representantes la decisión del Gobierno de detener las obras del Túnel de Oriente, y explicó que el congelamiento de los trabajos obedece a razones estrictamente técnicas.
MinAmbiente ratifica suspensión de obras del Túnel de Oriente
RCN La Radio -18 de abril de 2012
El Ministro de Ambiente, Frank Pearl, dijo que la decisión de suspender las obras del Túnel de Oriente obedeció a que no existían los estudios necesarios para garantizar la protección del Medio Ambiente.
En Santa Elena caminaron contra el Túnel de Oriente
Telemedellín - 15 de abril de 2012Hoy habitantes de Santa Elena y la Veeduría del Túnel de Oriente marcharon por la vía principal para reiterar su rechazo al proyecto
CINCO PREGUNTAS DE LA VEEDURIA TUNEL DE ORIENTE PARA EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA DIRECTORA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
Veeduría Ciudadana Túnel de Oriente 13 de abril de 2012
El Proyecto Túnel de Oriente es financiera y ambientalmente inviable
Boletín de Prensa Nº2 - Representante Óscar de Jesús Marín - 13 de abril de 2012El Representante a la Cámara Óscar de Jesús Marín Marín, se refirió al proyecto vial luego de conocerse el informe que la Veeduría Ciudadana Túnel de Oriente presentó a la opinión pública.
Veeduría Ciudadana Túnel de Oriente 9 de abril de 2012
Visitas técnicas al proyecto Túnel de Oriente
El Oriente - Administrator - 01 de abril de 2012Desde el 21 y hasta el 28 del presente mes, 10 funcionarios de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales realizarán visitas técnicas a la obras del Túnel de Oriente, para complementar la labor de revisión de toda la documentación que se tiene sobre el tema ambiental de la obra por parte del Gobierno Nacional.
La República - 30 de marzo de 2012Por considerar que hay 'graves infracciones' al haber iniciado la obra de la Conexión Vial Aburrá-Oriente sin licencia ambiental, la Veeduría Ciudadana del Túnel de Oriente solicitó contra el proyecto un procedimiento sancionatorio ambiental inmediato ante el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Autoridad de Licencias Ambientales.
Veeduría pidió sanción ambiental para el proyecto Túnel de Oriente
El Colombiano - Juan Guillermo Duque - 29 de marzo de 2012La Veeduría Ciudadana le hizo un llamado al Ministerio para que cumpla con su deber de hacer respetar las normas y los actos administrativos y responda en forma legal y pública por lo emitido en la resolución 0148 del 5 de marzo de este año motivada en la urgencia de suspender de manera preventiva, transitoria e inmediata las obras de la conexión vial por no encontrarse licenciado el proyecto como lo establece la Resolución 0361 del 27 de diciembre de 2011. Publicado por
En mayo se sabrá suerte del túnel
El Mundo - Juan Jose Valencia García - 21 de marzo de 2012“Lo que tenemos claro ahora, después de hacer una revisión del proyecto, es que la licencia está para un solo túnel y no para dos como está planteado”, advierte el funcionario, lo que desde ahora pareciera ser una inhabilidad definitiva para la continuidad de la obra.
Túnel de Oriente: este martes inician visitas técnicas a obras
El Colombiano - 20 de marzo de 2012Hasta el 28 de marzo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) realizará visitas técnicas a las obras del Túnel de Oriente con el fin de complementar la revisión de la documentación relacionada con el aspecto ambiental.
“Es importante acatar la Resolución del ANLA y estar dispuestos a entregar la información que requieran.”
Gobernación de Antioquia - Gerencia de Comunicaciones - Dirección de Información y Prensa - 15 de marzo de 2012Mediante carta radicada y enviada ayer, la Gobernación de Antioquia le recordó al Concesionario Túnel Aburrá Oriente la importancia de acatar la resolución 0148 emitida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, mediante la cual se impone la “…medida preventiva de suspensión inmediata de los trabajos y actividades relacionados con la construcción del proyecto denominado Conexión Vial Aburrá Oriente…”
Ver Carta Publicado por
Hallazgos en contrato de Túnel de Oriente - El Col...
Informe de Contraloría compromete obras en el Túne...
Medellin, 24 d...
En mayo se conocerá futuro del túnel - El Colombia...
Minambiente defendió orden de detener el Túnel de ...
MinAmbiente ratifica suspensión de obras del Túnel...
En Santa Elena caminaron contra el Túnel de Orient...
CINCO PREGUNTAS DE LA VEEDURIA TUNEL DE ORIENTE PA...
El Proyecto Túnel de Oriente es financiera y ambie...
La Veeduría pidió una sanción ambiental para el pr...
Veeduría pidió sanción ambiental para el proyecto ...
Túnel de Oriente: este martes inician visitas técn...
“Es importante acatar la Resolución del ANLA y est...

References: Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución