Source: http://www.hoai.de/forum/viewtopic.php?TopicID=2432&page=0
Timestamp: 2017-03-27 12:40:22+00:00

Document:
Anrechenbare Kosten bei Planungsänderung - HOAI.de - Forum
HOAI.de - Forum : Honorarberechnung nach HOAI : Anrechenbare Kosten bei Planungsänderung
Anrechenbare Kosten bei Planungsänderung
Entwurfsplanung mit erster Kostenberechnung wurde durch AG nach vollständig erbrachter LPH 3 genehmigt. Danach war die Entwurfsplanung auf Anforderung AG durch AN zu überarbeiten und wurde dann ebenfalls mit zweiter Kostenberechnung genehmigt.
Die wiederholten Grundleistungen der LPH 3 sind natürlich gem. § 10 (2) HOAI zu honorieren.
Aber nach welchen anrechenbaren Kosten sind die einzelnen LPH abzurechnen:
LPH 1-3 nach der ersten genehmigten Kostenberechnung und LPH 3 (Wdhlg)-9 nach der zweiten genehmigten Kostenberechnung?
oder alle LPH nach der zweiten genehmigten Kostenberechnung?
09.09.2015 at 12:02 Uhr
Re: Anrechenbare Kosten bei Planungsänderung
§10 Berechnung des Honorars bei vertraglichen Änderungen des Leistungsumfangs
Damit ist klar, dass Lph. 1, 2 und 3 (das erste Mal) nach der 1. KB abgrechnet werden und Lph. 3 (das 2. Mal) und die darauf folgenden nach der 2. KB.
09.09.2015 at 14:24 Uhr
So, wie Sie es schreiben, ist es sehr einleuchtend. Hätte ich § 10 (1) etwas genauer genauer gelesen, hätte ich selbst darauf kommen müssen. Vielen Dank Herr Doell für die schnelle, eindeutige Antwort.
09.09.2015 at 15:05 Uhr
Nun hat sich leider folgende Wendung ergeben:
Es existiert nur eine unvollständige erste Kostenberechnung für die alte Planung. Die Entwurfsplanung war trotzdem in Teilen zu überarbeiten. Eine vollständige zweite Kostenberechnung für die überarbeitete Planung liegt vor.
Die wiederholten Grundleistungen der LPH 3 werden gem. § 10 (2) HOAI honoriert.
Ist es korrekt, dass ich nun alle LPH 1-9 nach der vollständigen zweiten Kostenberechnung für die überarbeitete Planung abrechne?
Ihr Mitglied 16.09.2015 at 08:25 Uhr
Das kommt darauf an, welche Leistungen genau wiederholt wurden. Oben war geschrieben, dass zur Änderung der Planung in die Entwurfsplanung eingestiegen wurde (d.h. dass die Vorplanung übernommen werden konnte). Daraus ergab sich
- Lph. 1-3 (1. Entwurf) nach 1. Kostenberechnung (oder - falls diese nicht vorliegt - nach Kostenschätzung, siehe § 6 Abs. 1)
- Lph. 3 (2. Entwurf) - 9 nach 2. Kostenberechnung.
§ 10 HOAI verlangt im Falle einer Entwurfsänderung eine vertragliche Anpassung. Wenn Sie sich mit dem Planer einigen, dass Lph. 1-9 nach der 2. Kostenberechnung vergütet werden und zusätzlich für die vergeblichen Planungen, die zum 1. Entwuf führten, z.B. eine einmalige Pauschale bezahlt wird, geht das genauso in Ordnung. Das Gesamthonorar soll dabei für beide Seiten eine angemessene Vergütung für die erbrachte Leistung darstellen.
16.09.2015 at 10:20 Uhr
Es wurden nur einige Grundleistungen der LPH 3 wiederholt. 1. Kostenberechnung liegt nicht vor.
-LPH 1-3 nach 1. Kostenschätzung (verlorene Planung) gemäß § 6 Abs. 1
-wiederholte Grundleistungen LPH 3 nach 2. Kostenberechnung (neue Planung) gemäß § 10 Abs. 2
-LPH 4-9 nach 2. Kostenberechnung (neue Planung) gemäß § 10 Abs. 1
-LPH 1-9 nach 2. Kostenberechnung (neue Planung) gemäß § 10 Abs. 1
-Pauschale für vergebliche Planungen gemäß § 10 Abs. 2
16.09.2015 at 11:24 Uhr
Ja, beides geht. Die erste Variante ist HOAI-"konformer".
16.09.2015 at 14:11 Uhr

References: § 10

§10
 § 10
 § 10
 § 6

§ 10
 § 6
 § 10
 § 10
 § 10
 § 10