Source: https://fr.scribd.com/document/402781280/CURSO-DE-VALORIZACION-Y-LIQUIDACION-DE-OBRA-POR-COMPUTADORA-ok-pdf
Timestamp: 2019-09-21 18:24:21+00:00

Document:
CURSO DE VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA POR COMPUTADORA ok.pdf | Matériau composite | Budget
enregistrerEnregistrer CURSO DE VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA POR CO... pour plus tard
capitulo 4 presupuestos
ejercicio S10
Analisis ambiental hormigón
Procedimiento de Reparación de Cancrejeras (002)
Precio Castillo 20x20
CURSO DE VALORIZACION Y LIQUIDACION
DE OBRAS POR COMPUTADORA
El egresado del curso de Valorización y Liquidación de Obra por
Computadora desarrolla los procesos de valorización y liquidación
de la obra, acorde con la reglamentación vigente haciendo uso de
1) REVISION DE LAS FORMULAS POLINOMICAS DEL EXPEDIENTE TECNICO:
Fórm ula Polinóm ica
Presupuesto 0302030 “AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. CRUZ PAMPA, EN EL CASERÍO
DE CRUZ PAMPA, DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO –
Subpresupuesto 002ESTRUCTURAS
Fecha Presupuesto SETIEMBRE DEL 2014
Ubicación Geográfica 131002LA LIBERTAD - SANTIAGO DE CHUCO - ANGASMARCA
K = 0.051*(FHr / FHo) + 0.079*(Cr / Co) + 0.230*(AMr / AMo) + 0.119*(Ar / Ao) + 0.397*(MIr / MIo) + 0.124*(Mr / Mo)
Monom Factor (%) Sím bolo Indice Descripción
1 0.051 74.510 FH 32 FLETE TERRESTRE
25.490 37 HERRAMIENTA MANUAL
2 0.079 100.000 C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I
3 0.230 79.565 AM 03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO
20.435 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO
4 0.119 100.000 A 05 AGREGADO GRUESO
5 0.397 65.239 MI 47 MANO DE OBRA
34.761 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
6 0.124 100.000 M 43 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA
Se verificó que en la fórmula polinómica del Subpresupuesto de Estructuras la sumatoria de los factores = 1
Subpresupuesto 003ARQUITECTURA
K = 0.141*(MPPr / MPPo) + 0.073*(Ar / Ao) + 0.484*(MIr / MIo) + 0.170*(Br / Bo) + 0.132*(Fr / Fo)
1 0.141 78.723 MPP 43 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA
2.128 51 PERFIL DE ACERO
19.149 54 PINTURA LATEX
2 0.073 100.000 A 04 AGREGADO FINO
3 0.484 62.810 MI 47 MANO DE OBRA
37.190 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
4 0.170 100.000 B 17 BLOQUE Y LADRILLO
5 0.132 100.000 F 32 FLETE TERRESTRE
Se verificó que en la fórmula polinómica del Subpresupuesto de Arquitectura la sumatoria de los factores = 1
Subpresupuesto 004INSTALACIONES ELECTRICAS
K = 0.382*(ATr / ATo) + 0.160*(Ir / Io) + 0.458*(Mr / Mo)
1 0.382 87.435 AT 07 ALAMBRE Y CABLE TIPO TW Y THW
12.565 74 TUBERIA DE PVC PARA ELECTRICIDAD (SAP)
2 0.160 100.000 I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
3 0.458 100.000 M 47 MANO DE OBRA
NOTA: Tener en cuenta que el período de validez de los precios de los insumos de un Presupuesto es de 6
meses, en caso contrario se debería hacer una actualización de precios (en este caso es de 2 meses, está OK)
CURSO DE VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA POR COMPUTADORA Página 2
2) REVISION DEL CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA DEL EXPEDIENTE TECNICO:
“ A M P LIA C IO N D E LO S S ER V IC IO S ED UC A T IV O S E N LA I.E . C R UZ P A M P A EN EL C A S E R IO D E C R UZ P A M P A , D IS T R IT O
D E A N G A S M A R C A , P R O V IN C IA D E SA N T IA G O D E C H UC O – LA LIB E R T A D
LUGAR:CRUZ PAMPA-ANGASMARCA-LA LIBERTAD
PRESUPUESTO MESES
Parcial (S/.) 1MES 2MES 3MES 4MES
COSTO DIRECTO 603,397.35 150,849.34 150,849.34 150,849.34 150,849.34
GASTOS GENERALES (9%) 54,305.76 13,576.44 13,576.44 13,576.44 13,576.44
UTILIDAD (5%) 30,169.87 7,542.47 7,542.47 7,542.47 7,542.47
SUB TOTAL 687,872.98 171,968.25 171,968.25 171,968.25 171,968.25
IGV(18%) 123,817.14 30,954.28 30,954.28 30,954.28 30,954.28
TOTAL PRESUPUESTO 811,690.12 202,922.53 202,922.53 202,922.53 202,922.53
AVANCE DE OBRA 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
INTERPRETACION: En el cronograma valorizado de obra del Expediente Técnico se puede apreciar que no hay
las barras en los títulos del Presupuesto, sólo aparece el pie del cronograma por lo que no está sustentado
ASIGNAR FECHAS EN EL CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA DEL EXPEDIENTE TECNICO:
CRONOGRAMA VALORIZADO PROGRAMADO
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. CRUZ PAMPA EN EL CASERIO DE CRUZ PAMPA, DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGASMARCA
Lugar LA LIBERTAD - SANTIAGO DE CHUCO - ANGASMARCA
PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIOS
N° PARTIDAS MONTO DEL 26/11/14 DEL 01/12/14 AL DEL 01/01/15 DEL 01/02/15 DEL 01/03/15 TOTAL
AL 30/11/14 31/12/14 AL 31/01/15 AL 28/02/15 AL 25/03/15
1.00 OBRAS PROVISIONALES 3,285.31 100%
3,285.31 3,285.31
2.00 ESTRUCTURAS AULAS
2.01 OBRAS PRELIMINARES 2,313.72 100%
2,313.72 2,313.72
2.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 5,722.75 100%
5,722.75 5,722.75
2.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
2.03.01 COLUMNAS 16,662.78 40% 60%
6,665.11 9,997.67 16,662.78
2.03.02 VIGAS 20,378.55 100%
20,378.55 20,378.55
2.03.03 COLUMNETAS DE AMARRE 2,771.95 100%
2,771.95 2,771.95
2.03.04 VIGUETAS DE AMARRE 836.36 100%
836.36 836.36
2.03.05 LOSAS ALIGERADAS 1,868.59 100%
1,868.59 1,868.59
CURSO DE VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA POR COMPUTADORA Página 3
2.04 ESTRUCT URAS DE MADERA (TIJERALES) 43,399.41 40% 60%
17,359.76 26,039.65 43,399.41
2.05 PRUEBAS DE LABORATORIO 336.16 50% 50%
168.08 168.08 336.16
3.00 ESTRUCT URAS - ADMINISTRACION
3.01 OBRAS PRELIMINARES 3,782.25 100%
3,782.25 3,782.25
3.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,817.10 100%
3,817.10 3,817.10
3.03 OBRAS DE CONCRET O SIMPLE 7,753.19 100%
7,753.19 7,753.19
3.04 OBRAS DE CONCRET O ARMADO
3.04.01 ZAPATAS 4,536.97 100%
4,536.97 4,536.97
3.04.02 VIGAS DE CIMENT ACION 3,188.10 100%
3,188.10 3,188.10
3.04.03 SOBRECIMIENTO ARMADO 1,002.35 100%
1,002.35 1,002.35
3.04.04 COLUMNAS 6,026.45 100%
6,026.45 6,026.45
3.04.05 VIGAS 7563.76 50% 50%
3,781.88 3,781.88 7,563.76
3.04.06 COLUMNETAS DE AMARRE 986.02 100%
986.02 986.02
3.04.07 VIGUETAS DE AMARRE 1096.43 100%
1,096.43 1,096.43
3.05 ESTRUCT URAS DE MADERA (TIJERALES) 21678.86 100%
21,678.86 21,678.86
3.06 PRUEBAS DE LABORATORIO 756.36 50% 50%
378.18 378.18 756.36
4.00 ESTRUCT URAS - CERCO PERIMETRICO
4.01 OBRAS PRELIMINARES 3075.26 100%
3,075.26 3,075.26
4.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 8506.68 50% 50%
4,253.34 4,253.34 8,506.68
4.03 OBRAS DE CONCRET O SIMPLE 90398.33 70% 30%
63,278.83 27,119.50 90,398.33
4.04 OBRAS DE CONCRET O ARMADO
4.04.01 SOBRECIMIENTO ARMADO 12242.35 70% 30%
8,569.65 3,672.71 12,242.35
4.04.02 COLUMNAS 22733.26 70% 30%
15,913.28 6,819.98 22,733.26
4.04.03 VIGAS 67138.74 70% 30%
46,997.12 20,141.62 67,138.74
5.00 FLETE TERRESTRE 16696.11 30% 70%
5,008.83 11,687.28 16,696.11
CURSO DE VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA POR COMPUTADORA Página 4
1.00 ARQUITECTURA - 01 AULA
1.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 7141.2 25% 75%
1,785.30 5,355.90 7,141.20
1.02 REVOQUES ENLUCIDOS 14,550.96 100%
14,550.96 14,550.96
1.03 CIELO RASOS 7,045.00 100%
7,045.00 7,045.00
1.04 PISOS Y PAVIMENTOS 4,571.94 100%
4,571.94 4,571.94
1.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 915.01 100%
915.01 915.01
1.06 CARPINTERIA DE MADERA 1,648.00 100%
1,648.00 1,648.00
1.07 CARPINTERIA METALICA 7,509.28 100%
7,509.28 7,509.28
1.08 CERRAJERIA 353.70 100%
353.70 353.70
1.09 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 1,984.87 100%
1,984.87 1,984.87
1.10 PINTURA 5,499.53 100%
5,499.53 5,499.53
1.11 VARIOS 22.30 100%
1.12 SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA 2,412.66 100%
2,412.66 2,412.66
2.00 ARQUITECTURA - ADMINISTRACION
2.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 5,296.73 100%
5,296.73 5,296.73
2.02 REVOQUES ENLUCIDOS 8,521.73 50% 50%
4,260.87 4,260.87 8,521.73
2.03 CIELORRASO 4,469.96 50% 50%
2,234.98 2,234.98 4,469.96
2.04 PISOS Y PAVIMENTOS 4,864.78 100%
4,864.78 4,864.78
2.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 2,630.97 100%
2,630.97 2,630.97
2.06 CARPINTERIA EN MADERA 5,632.18 100%
5,632.18 5,632.18
2.07 CARPINTERIA METALICA 1,367.82 100%
1,367.82 1,367.82
2.08 CERRAJERIA 752.85 100%
752.85 752.85
2.09 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 483.65 100%
483.65 483.65
CURSO DE VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA POR COMPUTADORA Página 5
2.10 PINTURA 4,045.08 100%
4,045.08 4,045.08
2.10.01 JUNTAS DE DILATACION 35.5 100%
2.10.02 JUNTAS SISMICA 1" 92.75 100%
2.11 SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA 1,793.76 100%
3.00 ARQUITECTURA - CERCO PERIMETRICO 1,793.76 1,793.76
3.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 48,226.50 50% 50%
24,113.25 24,113.25 48,226.50
3.02 REVOQUES ENLUCIDOS 34,401.75 100%
34,401.75 34,401.75
3.03 CARPINTERIA METALICA 3,500.00 100%
3.04 PINTURA 3,056.19 100%
3,056.19 3,056.19
3.05 JUNTAS DE DILATACION 3,150.00 100%
3,150.00 3,150.00
4.00 FLETE TERRESTRE 26,051.25 50% 50%
13,025.63 13,025.63 26,051.25
5.00 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 5,000.00 100%
1.00 INSTALACIONES ELECTRICAS
1.01 INSTALACIONES ELECTRICAS 01 AULAS 3,824.09 100%
3,824.09 3,824.09
1.02 INSTALACIONES ELECTRICAS ADMINISTRACION 1,953.92 100%
1,953.92 1,953.92
1.03 FLETE TERRESTRE 37.29 100%
COSTO DIRECTO 603,397.35 26,386.9 228,222.0 182,449.8 126,114.4 40,224.3 603,397.35
GASTOS GENERALES (9% ) 54,305.76 2,374.82 20,539.98 16,420.48 11,350.30 3,620.18 54,305.76
UTILIDAD (5%) 30,169.87 1,319.34 11,411.10 9,122.49 6,305.72 2,011.21 30,169.87
SUB TOTAL 687,872.98 30,081.04 260,173.10 207,992.75 143,770.41 45,855.67 687,872.98
IGV (18 % ) 123,817.14 5,414.59 46,831.16 37,438.70 25,878.67 8,254.02 123,817.14
VALOR REFERENCIAL 811,690.12 35,495.62 307,004.26 245,431.45 169,649.08 54,109.69 811,690.12
AVANCE PROGRAMADO POR MES 811,690.12 35,495.62 307,004.26 245,431.45 169,649.08 54,109.69 811,690.12
% DE AVANCE PROGRAMADO POR MES 4.37% 37.82% 30.24% 20.90% 6.67% 100%
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO 35,495.62 342,499.89 587,931.34 757,580.42 811,690.12
% DE AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO 100.00% 4.37% 42.20% 72.43% 93.33% 100.00%
INTERPRETACION: Se ha asignado fechas en el cronograma valorizado de obra (colocando fechas en cada
mes, teniendo en cuenta la fecha de inicio y final de obra)
CURSO DE VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA POR COMPUTADORA Página 6
3) VALORIZACION DE OBRA
DATOS QUE SE COPIAN DEL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO:
DESCRIPCION UNID. METRAD. C.U.
1.01 GUARDIANIA, DEPOSITO Y ALMACEN 1,108.42 1,108.42
UND 1.00
1.02 CARTEL DE OBRA 3.60 M X 4.80 M 2,176.89 2,176.89
2.00 ESTRUCTURAS-01 AULA
2.01 OBRAS PRELIMINARES
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 156.65 2.47 386.93
02.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 156.65 4.11 643.83
02.01.03 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m2 156.65 8.19 1,282.96
2.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.02.01 FALSO PISO DE CONCRETO E=3" F'C=140 kg/cm2 / INCL. DURMIENTES m2 129.24 44.28 5,722.75
2.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO ESTRUCTURAL
2.03.01 COLUMNAS
02.03.01.01 CONCRETO COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 6.69 541.94 3,625.58
02.03.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,144.08 6.34 7,253.47
02.03.01.03 ENCOFRADO y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 86.17 67.12 5,783.73
2.03.02 VIGAS
02.03.02.01 CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2 m3 8.63 454.60 3,923.20
02.03.02.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,167.55 6.42 7,495.67
02.03.02.03 ENCOFRADO y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 114.53 78.23 8,959.68
2.03.03 COLUMNETAS DE AMARRE
02.03.03.01 CONCRETO EN COLUMNETAS DE AMARRE F'C=175 KG/CM2 m3 1.85 470.02 869.54
02.03.03.02 ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 141.33 6.34 896.03
02.03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS DE AMARRE m2 27.17 37.04 1,006.38
2.03.04 VIGUETAS DE AMARRE
02.03.04.01 CONCRETO EN VIGUETAS DE AMARRE F'C=175 KG/CM2 m3 0.36 407.54 146.71
02.03.04.02 ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 38.67 6.34 245.17
02.03.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGUETAS DE AMARRE m2 12.00 37.04 444.48
2.03.05 LOSA ALIGERADA
02.03.05.01 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 m3 0.87 443.45 385.80
02.03.05.02 ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 51.95 6.34 329.36
02.03.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS m2 11.62 78.23 909.03
UND 104.00
02.03.05.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=12 cm PARA TECHO ALIGERADO 2.35 244.40
2.04 ESTRUCTURAS DE MADERA (TIJERALES)
UND 6.00
02.04.01 TIJERAL DE MADERA SEGUN DISEÑO 2,331.08 13,986.48
UND 24.00
02.04.02 CORREAS DE MADERA TORNILLO DE 2"x3". 308.09 7,394.16
UND 12.00
02.04.03 ANCLAJE DE TIJERAL DE MADERA 1,004.25 12,051.00
02.04.04 COBERTURA ARTICULADA TIPO TEJA ANDINA m2 175.85 51.94 9,133.65
02.04.05 CUMBRERA ARTICULADA TIPO TEJA ANDINA m 20.28 41.13 834.12
2.05 PRUEBAS DE LABORATORIO
UND 8.00
02.05.01 42.02 336.16
PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA
COMPRESION)
INTERPRETACION: Todas estas columnas hay que copiarlas del presupuesto del Expediente Técnico,
adaptándola al formato de la plantilla de la valorización.
CURSO DE VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA POR COMPUTADORA Página 7
VALORIZACION N° 01 VALORIZACION N° 02 VALORIZACION N° 03 VALORIZACION N° 04 VALORIZACION N° 05
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
MET. C. MET. COSTO MET. COSTO MET. COSTO MET. COSTO MET. COSTO MET. COSTO MET. COSTO MET. COSTO MET. COSTO MET. COSTO MET. COSTO MET. COSTO MET. COSTO MET. COSTO
1.01 0.00 0.00 1.00 1,108.42 1.00 1,108.42 1.00 1,108.42 0.00 0.00 1.00 1,108.42 1.00 1,108.42 0.00 0.00 1.00 1,108.42 1.00 1,108.42 0.00 0.00 1.00 1,108.42 1.00 1,108.42 0.00 0.00 1.00 1,108.42
1.02 0.00 0.00 1.00 2,176.89 1.00 2,176.89 1.00 2,176.89 0.00 0.00 1.00 2,176.89 1.00 2,176.89 0.00 0.00 1.00 2,176.89 1.00 2,176.89 0.00 0.00 1.00 2,176.89 1.00 2,176.89 0.00 0.00 1.00 2,176.89
02.01.01 0.00 0.00 156.65 386.93 156.65 386.93 156.65 386.93 0.00 0.00 156.65 386.93 156.65 386.93 0.00 0.00 156.65 386.93 156.65 386.93 0.00 0.00 156.65 386.93 156.65 386.93 0.00 0.00 156.65 386.93
02.01.02 0.00 0.00 156.65 643.83 156.65 643.83 156.65 643.83 0.00 0.00 156.65 643.83 156.65 643.83 0.00 0.00 156.65 643.83 156.65 643.83 0.00 0.00 156.65 643.83 156.65 643.83 0.00 0.00 156.65 643.83
02.01.03 0.00 0.00 78.33 641.48 78.33 641.48 78.33 641.48 78.33 641.48 156.65 1,282.96 156.65 1,282.96 0.00 0.00 156.65 1,282.96 156.65 1,282.96 0.00 0.00 156.65 1,282.96 156.65 1,282.96 0.00 0.00 156.65 1,282.96
02.02.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129.24 5,722.75 129.24 5,722.75 129.24 5,722.75 0.00 0.00 129.24 5,722.75
02.03.01.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.69 3,625.58 6.69 3,625.58 6.69 3,625.58 0.00 0.00 6.69 3,625.58 6.69 3,625.58 0.00 0.00 6.69 3,625.58 6.69 3,625.58 0.00 0.00 6.69 3,625.58
02.03.01.02 0.00 0.00 1,144.08 7,253.47 1,144.08 7,253.47 1,144.08 7,253.47 0.00 0.00 1,144.08 7,253.47 1,144.08 7,253.47 0.00 0.00 1,144.08 7,253.47 1,144.08 7,253.47 0.00 0.00 1,144.08 7,253.47 1,144.08 7,253.47 0.00 0.00 1,144.08 7,253.47
02.03.01.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.17 5,783.73 86.17 5,783.73 86.17 5,783.73 0.00 0.00 86.17 5,783.73 86.17 5,783.73 0.00 0.00 86.17 5,783.73 86.17 5,783.73 0.00 0.00 86.17 5,783.73
02.03.02.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.63 3,923.20 8.63 3,923.20 8.63 3,923.20 0.00 0.00 8.63 3,923.20 8.63 3,923.20 0.00 0.00 8.63 3,923.20 8.63 3,923.20 0.00 0.00 8.63 3,923.20
02.03.02.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,167.55 7,495.67 1,167.55 7,495.67 1,167.55 7,495.67 0.00 0.00 1,167.55 7,495.67 1,167.55 7,495.67 0.00 0.00 1,167.55 7,495.67 1,167.55 7,495.67 0.00 0.00 1,167.55 7,495.67
02.03.02.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114.53 8,959.68 114.53 8,959.68 114.53 8,959.68 0.00 0.00 114.53 8,959.68 114.53 8,959.68 0.00 0.00 114.53 8,959.68 114.53 8,959.68 0.00 0.00 114.53 8,959.68
02.03.03.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.85 869.54 1.85 869.54 1.85 869.54 0.00 0.00 1.85 869.54 1.85 869.54 0.00 0.00 1.85 869.54 1.85 869.54 0.00 0.00 1.85 869.54
02.03.03.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141.33 896.03 141.33 896.03 141.33 896.03 0.00 0.00 141.33 896.03 141.33 896.03 0.00 0.00 141.33 896.03 141.33 896.03 0.00 0.00 141.33 896.03
02.03.03.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.17 1,006.38 27.17 1,006.38 27.17 1,006.38 0.00 0.00 27.17 1,006.38 27.17 1,006.38 0.00 0.00 27.17 1,006.38 27.17 1,006.38 0.00 0.00 27.17 1,006.38
02.03.04.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 146.71 0.36 146.71 0.36 146.71 0.00 0.00 0.36 146.71 0.36 146.71 0.00 0.00 0.36 146.71
02.03.04.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.67 245.17 38.67 245.17 38.67 245.17 0.00 0.00 38.67 245.17 38.67 245.17 0.00 0.00 38.67 245.17
02.03.04.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 444.48 12.00 444.48 12.00 444.48 0.00 0.00 12.00 444.48 12.00 444.48 0.00 0.00 12.00 444.48
02.03.05.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 385.80 0.87 385.80
02.03.05.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.95 329.36 51.95 329.36
02.03.05.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.62 909.03 11.62 909.03
02.03.05.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.00 244.40 104.00 244.40
02.04.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 13,986.48 6.00 13,986.48 6.00 13,986.48 0.00 0.00 6.00 13,986.48 6.00 13,986.48 0.00 0.00 6.00 13,986.48
02.04.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 7,394.16 24.00 7,394.16 24.00 7,394.16 0.00 0.00 24.00 7,394.16 24.00 7,394.16 0.00 0.00 24.00 7,394.16
02.04.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12,051.00 12.00 12,051.00 12.00 12,051.00 0.00 0.00 12.00 12,051.00 12.00 12,051.00 0.00 0.00 12.00 12,051.00
02.04.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175.85 9,133.65 175.85 9,133.65 175.85 9,133.65 0.00 0.00 175.85 9,133.65 175.85 9,133.65 0.00 0.00 175.85 9,133.65
CURSO DE VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA POR COMPUTADORA
02.04.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.28 834.12 20.28 834.12 20.28 834.12 0.00 0.00 20.28 834.12 20.28 834.12 0.00 0.00 20.28 834.12
02.05.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 252.12 6.00 252.12 6.00 252.12 2.00 84.04 8.00 336.16 8.00 336.16 0.00 0.00 8.00 336.16 8.00 336.16 0.00 0.00 8.00 336.16
En la Valorización N° 01 la valorización anterior es 0.00 y en el resto de valorizaciones hay que llenar los metrados actuales y la valorización anterior es
igual a la valorización acumulada del mes anterior.
CRONOGRAMA DE AVANCE POR MES PROGRAMADO VS EJECUTADO
Avances por mes
EL 26 Nov. Al 30 Nov. Al 31 Dic. Al 31 Ene. Al 28 Feb. Al 25 Mar.
AVANCE PROGRAMADO 0.00 35,495.62 307,004.26 245,431.45 169,649.08 54,109.69
AVANCE EJECUTADO 0.00 40,284.65 360,912.13 295,868.24 91,852.10 22,773.00
AVANCE POR MES PROGRAMADO VS EJECUTADO
360,912.13
307,004.26
300,000.00 295,868.24
245,431.45
169,649.08 AVANCE EJECUTADO
91,852.10
50,000.00 54,109.69
40,284.65
35,495.62
CRONOGRAMA DE AVANCES ACUMULADOS PROGRAMADO VS EJECUTADO
Avances acumulados
AVANCE PROGRAMADO 0.00 35,495.62 342,499.89 587,931.34 757,580.42 811,690.12
AVANCE EJECUTADO 0.00 40,284.65 401,196.75 697,065.03 788,917.13 811,690.12
AVANCES ACUMULADOS PROGRAMADOS VS EJECUTADOS
800,000.00 811,690.12
788,917.13
757,580.42
700,000.00 697,065.03
587,931.34
400,000.00 401,196.75
342,499.89
CURSO DE VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA POR COMPUTADORA Página 9
PORCENTAJE DE AVANCE POR MES PROGRAMADO VS EJECUTADO
Porcentajes de avances mensuales
PORCENTAJE PROGRAMADO 0% 4.37% 37.82% 30.24% 20.90% 6.67%
PORCENTAJE EJECUTADO 0% 4.96% 44.46% 36.45% 11.32% 2.81%
45% 44.46%
30% 30.24%
4.96% 6.67%
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO VS EJECUTADO
Porcentajes de avances acumulados
PORCENTAJE PROGRAMADO 0% 4.37% 42.20% 72.43% 93.33% 100.00%
PORCENTAJE EJECUTADO 0% 4.96% 49.43% 85.88% 97.19% 100.00%
PORCENTAJE DE AVANCES ACUMULADOS PROGRADO VS EJECUTADO
49.43% PORCENTAJE EJECUTADO
CURSO DE VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA POR COMPUTADORA Página 10
Al 30 Nov. Al 31 Dic. AL 31 Ene. Al 28 Feb. Al 25 Mar.
PORCENTAJE PROGRAMADO 4.37% 42.20% 72.43% 93.33% 100.00%
PORCENTAJE EJECUTADO 4.96% 49.43% 85.88% 97.19% 100.00%
SITUACION DE LA OBRA Adelantada 0.59% Adelantada 7.23% Adelantada 13.45% Adelantada 3.86% Normal 0.00%
INTERPRETACION: En el cuadro se puede apreciar que la obra no tiene atraso alguno, por el contrario está
adelantada y al final se llegó a la meta del 100%.
Según la Ley N°30225 de Contrataciones del Estado en su Artículo 173 indica que las demoras injustificadas
en la ejecución de la Obra Durante la ejecución de la obra, el contratista está obligado a cumplir los avances
parciales establecidos en el calendario de avance de obra vigente. En caso de retraso injustificado, cuando el
monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento
(80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordena al
contratista que presente, dentro de los siete (7) días siguientes, un nuevo calendario que contemple la
aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto,
anotando tal hecho en el cuaderno de obra. La falta de presentación de este calendario dentro del plazo
señalado en el párrafo precedente puede ser causal para que opere la intervención económica de la obra o
la resolución del contrato. El nuevo calendario no exime al contratista de la responsabilidad por demoras
injustificadas, ni es aplicable para el cálculo y control de reajustes. Cuando el monto de la valorización
acumulada ejecutada es menor al ochenta por ciento (80%) del monto acumulado programado del nuevo
calendario, el inspector o el supervisor debe anotar el hecho en el cuaderno de obra e informar a la Entidad.
Dicho retraso puede ser considerado como causal de resolución del contrato o de intervención económica
de la obra, no siendo necesario apercibimiento alguno al contratista de obra.
CURSO DE VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA POR COMPUTADORA Página 11
CONTROL DE METRADOS EJECUTADOS
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. CRUZ PAMPA, EN EL CASERÍO DE CRUZ PAMPA, DISTRITO
DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD”
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGASMARCA
UBICACIÓN: LA LIBERTAD - SANTIAGO DE CHUCO - ANGASMARCA - COLPA SECA
EJECUTADA: CONTRATISTAS GENERALES VELVAL S.A.C.
RESIDENTE : Ing. OSCAR O. REYES FLORES
SUPERVISOR : Ing. VICTOR C. ROMERO RIVEROS
PRESUPUESTADO VALORIZACION N° 01 SALDO
SUB ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
Nº DESCRIPCION UNID. METRAD. C.U. METRAD.
TOTAL METRAD. METRAD. METRAD.
1.01 GUARDIANIA, DEPOSITO Y ALMACEN GLB 1.00 1,108.42 1,108.42 0.00 1.00 1.00 0.00
1.02 CARTEL DE OBRA 3.60 M X 4.80 M UND 1.00 2,176.89 2,176.89 0.00 1.00 1.00 0.00
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 156.65 2.47 386.93 0.00 156.65 156.65 0.00
02.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 156.65 4.11 643.83 0.00 156.65 156.65 0.00
02.01.03 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m2 156.65 8.19 1,282.96 0.00 78.33 78.33 78.33
02.03.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,144.08 6.34 7,253.47 0.00 1,144.08 1,144.08 0.00
4.00 ESTRUCTURAS-CERCO PERIMETRICO
4.01 OBRAS PRELIMINARES
04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 208.21 2.47 514.28 0.00 208.21 208.21 0.00
04.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 208.21 4.11 855.74 0.00 208.21 208.21 0.00
04.01.03 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m2 208.21 8.19 1,705.24 0.00 80.00 80.00 128.21
4.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.02.01 EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 0.70M DE PROFUNDIDAD EN m3 182.99 28.10 5,142.02 0.00 43.00 43.00 139.99
5.00 FLETE TERRESTRE ESTRUCTURAS
5.01 FLETE TERRESTRE TRUJILLO A CRUZ PAMPA kg 111,307.41 0.15 16,696.11 0.00 44,522.96 44,522.96 66,784.45
1.00 ARQUITECTURA- 01 AULA
1.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
01.01.01 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA 116.61
m2JUNTA 1.5 cm. MORTERO
1:1:5 7,141.20 0.00 42.68 42.68 73.93
4.00 FLETE TERRESTRE ARQUITECTURA
4.01 FLETE TERRESTRE TRUJILLO A CRUZ PAMPA kg 173,674.98 0.15 26,051.25 0.00 34,735.00 34,735.00 138,939.98
INTERPRETACION: Todas estas columnas se extraen de la valorización por ser el sistema de contratación a
SUMA ALZADA (partidas ofertadas al monto ofertado), si fuera por COSTOS UNITARIOS se tiene que hacer
una planilla de metrados debidamente sustentada debido a que puede haber adicional o deductivo por
diferencia de metrados.
Se aprobó un adicional por obra complementaria 01 en la cual se verificó que en la fórmula polinómica del
Adicional la sumatoria de los factores = 1
CURSO DE VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA POR COMPUTADORA Página 12
CONTENIDO DE VALORIZACION DE OBRA:
1) DEL CONTRATISTA Y RESIDENTE DE OBRA:
 INFORME DE OBRA DEL SUPERVISOR DE APROBACION DE LA
 CARTA DEL RESIDENTE, DE PRESENTACION DE VALORIZACION DE OBRA
DIRIGIDA AL SUPERVISOR
 DATOS GENERALES DEL PROYECTO
 VALORIZACIÓN Nº1
 METRADOS EJECUTADOS
 CURVA “S”
 CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA AL AVANCE DE OBRA,
ACTUALIZADO AL INICIO DE OBRA.
 COPIA DEL ACTA DE ENTREGA DEL TERRENO
 COPIA DE CARTA DE FIEL CUMPLIMIENTO
 COPIA DEL CONTRATO
 COPIA DEL DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL
 PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD
 PAGOS DE LEY (EsSalud, Sencico, Conafovicer)
 DESGLOSADO DE LA SEGUNDA HOJA DEL CUADERNO DE OBRA DE LOS
ASIENTOS DEL MES DE LA VALORIZACION.
 PANEL FOTOGRAFICO
2) DEL SUPERVISOR DE OBRA:
 FOTOCOPIA DEL CUADERNO DE OBRA
 COPIA DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA
 COPIA DEL CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE
 COPIA DEL RNP-CONSULTOR DE OBRAS VIGENTE
 La Valorización debe estar visada todas las hojas por el supervisor, representante legal y
 Colocar separadores para cada contenido de la valorización.
 Toda la Valorización debe estar foliada (desde la última hoja hasta la primera hoja).
 Presentar la Valorización en original + dos copias + CD (En digital)
CURSO DE VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA POR COMPUTADORA Página 13
4) LIQUIDACION DE OBRA:
VALORIZACIONES EJECUTADAS SIN IGV POR SUBPRESUPUESTOS:
SUBPRESUPUESTO: SUBPRESUPUESTO: SUBPRESUPUESTO: SUBPRESUPUESTO: SUBPRESUPUESTO:
ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS
METRAD. COSTO METRAD. COSTO METRAD. COSTO METRAD. COSTO METRAD. COSTO
22,122.98 214,844.97 130,088.02 10,916.42 2,581.75
1,991.07 19,336.05 11,707.92 982.48 232.36
1,106.15 10,742.25 6,504.40 545.82 129.09
25,220.20 244,923.26 148,300.34 12,444.72 2,943.20
7,823.97 53,451.30 88,212.14 53,193.18 14,347.33
704.16 4,810.62 7,939.09 4,787.39 1,291.26
391.20 2,672.56 4,410.61 2,659.66 717.37
8,919.33 60,934.48 100,561.84 60,640.22 16,355.96
ELECTRICAS ELECTRICAS ELECTRICAS ELECTRICAS ELECTRICAS
0.00 0.00 1,643.53 4,171.77 0.00
0.00 0.00 147.92 375.46 0.00
0.00 0.00 82.18 208.59 0.00
0.00 0.00 1,873.62 4,755.82 0.00
INTERPRETACION: En el cuadro se puede apreciar los avances ejecutados reales sin IGV por
subpresupuestos, los cuales se llenan en la plantilla de reajustes.
VALORIZACION DEL
METRAD. COSTO
5,437.23
6,198.44
INTERPRETACION: En el cuadro se puede apreciar el avance ejecutado real sin IGV del presupuesto del
adicional de obra, el cual se llena en la plantilla de reajustes del adicional de obra.
CALCULO DE LOS REAJUSTES
PROCEDIMIENTO: Se llenan los Indices Unificados de Precios del mes de Septiembre del 2014 (fecha del
Expediente Técnico) y Noviembre del 2014 (fecha de la valorización, publicados en la segunda quincena del
mes siguiente en la página del INEI y se obtiene el K de reajuste, luego se multiplica por el avance ejecutado
real del subpresupuesto correspondiente y se le agrega el IGV, obteniéndose el reajuste a pagar)
Decreto Supremo N° 011-79-VC Artículo 2°.- Las fórmulas polinómicas, de reajuste automático de los
precios referidos par el Artículo 2 del Decreto Ley, adoptaran la siguiente forma general básica:
𝐽𝑟 𝑀𝑟 𝐸𝑟 𝑉𝑟 𝐽𝐺𝑈𝑟
K=𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑 + 𝑒
𝐽𝑜 𝑀𝑜 𝐸𝑜 𝑉𝑜 𝐺𝑈𝑜
CURSO DE VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA POR COMPUTADORA Página 14
K: Es el coeficiente de reajuste de valorizaciones de obra, como resultado de la variación de precios de los
elementos que intervienen en la construcción. Será expresado con aproximación al milésimo.
a, b, c, d, e: Son cifras decimales con aproximación al milésimo que representan los coeficientes de
incidencia en el costo de la obra, de los elementos mano de obra, materiales, equipo de construcción, varios,
gastos generales y utilidad, respectivamente
CALCULO DE REAJUSTES - VAL. Nº 01 (EXPEDIENTE CONTRACTUAL)
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. CRUZ PAMPA, EN EL CASERÍO DE CRUZ PAMPA, DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA
DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD
PROCESO : ADS Nº 06-2014 MDA
FINANCIA : M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGASM ARCA
UBICACIÓN : LA LIBERTAD - SANTIAGO DE CHUCO - ANGASM ARCA - CRUZ PAM PA
EJECUTA : CONTRATISTAS GENERALES VELVAL S.A.C.
SUPERVISOR : Ing. VICTOR COBADIS ROMERO RIVEROS
SUBPRESUPUESTO: ESTRUCTURAS
k= 0.051 (FH r / FH o ) + 0.079 (Cr / Co) + 0.230 (AMr / AMo) + 0.119 (Ar / Ao) + 0.397 (MIr /MIo) +0.124 (Mr / Mo)
Ind ice s U nifica dos
PART ICIP.
Simbolo IU INCIDENCI A SEPT . 2014 NOV. 2014 REAJUST ES GLOSARIO
32 74.51% 468.49 468.49 Valorización del mes : V
FH 0.051 0.051
37 25.49% 291.33 292.83 Reajustes : R
C 21 0.079 100.00% 458.79 450.61 0.078 Deducción de Reajustes : (-) D
03 79.565% 481.01 495.36 Valorizacion Bruta : VB = V + R - D
AM 0.230 0.237
49 20.435% 255.29 261.11 Amortización de Adelantos : (-) A
A 05 0.119 100.00% 435.74 445.74 0.122 Valorización Neta : VN = VB - A
47 74.51% 523.70 523.70 Efectivo : Efe ct = V N
MI 0.397 0.397
39 25.49% 403.02 403.94 I.G.V. : I.G.V. = 18% x V N
M 43 0.124 100.00% 659.07 663.74 0.125
K 1.0000 1.000000 1.010
CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAUSTE "K"
AVANCES EJECUTADOS REALES SIN/ IGV 25,220.20
Va l N ° Fe cha P a rcia l Acumula do K REAJUSTE IGV A PAGAR
01 nov-14 25,220.20 25,220.20 1.010 252.20 45.40 297.60
25,220.20 45.40 297.60
CALCULO DE REAJUSTES - VAL. Nº 02 (EXPEDIENTE CONTRACTUAL)
k= 0.051 (FH r / FH o) + 0.079 (Cr / Co) + 0.230 (AMr / AMo) + 0.119 (Ar / Ao) + 0.397 (MIr /MIo) +0.124 (Mr / Mo)
Indice s U nifica dos
Simbolo IU INCIDENCI A SEPT . 2014 DIC. 2014 REAJUST ES GLOSARIO
32 74.51% 468.49 468.56 Valorización del mes : V
37 25.49% 291.33 293.38 Reajustes : R
03 79.565% 481.01 501.62 Valorizacion Bruta : VB = V + R - D
AM 0.230 0.240
49 20.435% 255.29 264.41 Amortización de Adelantos : (-) A
A 05 0.119 100.00% 435.74 447.64 0.122 Valorización Neta : VN = VB - A
39 25.49% 403.02 404.87 I.G.V. : I.G.V. = 18% x V N
M 43 0.124 100.00% 659.07 668.55 0.126
K 1.0000 1.000000 1.014
AVANCES EJECUTADOS REALES SIN/ IGV 244,923.26
02 dic-14 244,923.26 244,923.26 1.014 3,428.93 617.21 4,046.13
244,923.26 617.21 4,046.13
CURSO DE VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA POR COMPUTADORA Página 15
CALCULO DE REAJUSTES - VAL. Nº 03 (EXPEDIENTE CONTRACTUAL)
Simbolo IU INCIDENCI A SEPT . 2014 ENE. 2015 REAJUST ES GLOSARIO
37 25.49% 291.33 294.99 Reajustes : R
C 21 0.079 100.00% 458.79 453.59 0.078 Deducción de Reajustes : (-) D
03 79.565% 481.01 509.07 Valorizacion Bruta : VB = V + R - D
AM 0.230 0.243
49 20.435% 255.29 268.53 Amortización de Adelantos : (-) A
A 05 0.119 100.00% 435.74 447.32 0.122 Valorización Neta : VN = VB - A
47 74.51% 523.70 523.15 Efectivo : Efe ct = V N
39 25.49% 403.02 405.56 I.G.V. : I.G.V. = 18% x V N
M 43 0.124 100.00% 659.07 672.00 0.126
K 1.0000 1.000000 1.017
AVANCES EJECUTADOS REALES SIN/ IGV 148,300.34
03 ene-15 148,300.34 148,300.34 1.017 2,521.11 453.80 2,974.90
148,300.34 453.80 2,974.90
CALCULO DE REAJUSTES - VAL. Nº 04 (EXPEDIENTE CONTRACTUAL)
Simbolo IU INCIDENCI A SEPT . 2014 FEB. 2015 REAJUST ES GLOSARIO
37 25.49% 291.33 295.62 Reajustes : R
C 21 0.079 100.00% 458.79 454.07 0.078 Deducción de Reajustes : (-) D
03 79.565% 481.01 517.67 Valorizacion Bruta : VB = V + R - D
AM 0.230 0.248
49 20.435% 255.29 275.86 Amortización de Adelantos : (-) A
A 05 0.119 100.00% 435.74 446.13 0.122 Valorización Neta : VN = VB - A
39 25.49% 403.02 406.79 I.G.V. : I.G.V. = 18% x V N
M 43 0.124 100.00% 659.07 669.27 0.126
K 1.0000 1.000000 1.022
AVANCES EJECUTADOS REALES SIN/ IGV 12,444.72
04 feb-15 12,444.72 12,444.72 1.022 273.78 49.28 323.06
12,444.72 49.28 323.06
CURSO DE VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA POR COMPUTADORA Página 16
CALCULO DE REAJUSTES - VAL. Nº 05 (EXPEDIENTE CONTRACTUAL)
Simbolo IU INCIDENCI A SEPT . 2014 MAR. 2015 REAJUST ES GLOSARIO
32 74.51% 468.49 469.08 Valorización del mes : V
37 25.49% 291.33 295.55 Reajustes : R
03 79.565% 481.01 515.52 Valorizacion Bruta : VB = V + R - D
AM 0.230 0.247
49 20.435% 255.29 277.02 Amortización de Adelantos : (-) A
A 05 0.119 100.00% 435.74 445.90 0.122 Valorización Neta : VN = VB - A
MI 0.397 0.398
39 25.49% 403.02 409.90 I.G.V. : I.G.V. = 18% x V N
M 43 0.124 100.00% 659.07 677.34 0.127
K 1.0000 1.000000 1.023
AVANCES EJECUTADOS REALES SIN/ IGV 2,943.20
05 mar-15 2,943.20 2,943.20 1.023 67.69 12.18 79.88
2,943.20 12.18 79.88
RESUMEN DE REAJUSTES EXPEDIENTE CONTRACTUAL
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. CRUZ PAMPA, EN EL
CASERÍO DE CRUZ PAMPA, DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE
SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD
PROCESO : ADS Nº 06-2014 M DA
SUPERVISOR : Ing. VICTOR COBADIS ROM ERO RIVEROS
REAJUSTES MONTO
REAJUSTE VALORIZACION 01 297.60
REAJUSTE VALORIZACION 02 4,046.13
REAJUSTE VALORIZACION 03 2,974.90
REAJUSTE VALORIZACION 04 323.06
REAJUSTE VALORIZACION 05 79.88
TOTAL ESTRUCTURAS A REAJUSTAR
S/. 7,721.58
CURSO DE VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA POR COMPUTADORA Página 17
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. CRUZ PAMPA, EN EL CASERÍO DE CRUZ PAMPA, DISTRITO DE ANGASMARCA,
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD
SUBPRESUPUESTO: ARQUITECTURA
k= 0.141 (MP P r / MP Po ) + 0.073 (Ar / Ao) + 0.484 (MIr / MIo) + 0.170 (Br / Bo) + 0.132 (F r / F o)
Simbolo IU IN CI DENCIA SEPT . 201 4 NOV. 2014 REAJU ST ES GLOSARIO
43 78.723% 659.07 663.74 Valorización del mes : V
MPP 51 0.141 2.128% 312.50 315.83 0.142 Reajustes : R
54 19.149% 373.43 373.15 Deducción de Reajustes : (-) D
A 04 0.073 100.00% 523.47 529.10 0.074 Valorizacion Bruta : VB = V + R - D
47 62.81% 523.70 523.70 Amortización de Adelantos : (-) A
MI 0.484 0.484
39 37.19% 403.02 403.94 Valorización Neta : V N = VB - A
B 17 0.170 100.00% 572.18 578.72 0.172 Efectivo : E fe ct = V N
F 32 0.132 100.00% 468.49 468.49 0.132 I.G.V. : I.G.V . = 18% x V N
K 1.0000 1.000000 1.004
AVANCES EJECUTADOS REALES SIN/ IGV 8,919.33
01 nov-14 8,919.33 8,919.33 1.004 35.68 6.42 42.10
8,919.33 6.42 42.10
Simbolo IU IN CI DENCIA SEPT . 201 4 D IC. 20 14 REAJU ST ES GLOSARIO
43 78.723% 659.07 668.55 Valorización del mes : V
MPP 51 0.141 2.128% 312.50 320.00 0.143 Reajustes : R
A 04 0.073 100.00% 523.47 530.09 0.074 Valorizacion Bruta : VB = V + R - D
MI 0.484 0.485
39 37.19% 403.02 404.87 Valorización Neta : V N = VB - A
B 17 0.170 100.00% 572.18 575.56 0.171 Efectivo : E fe ct = V N
F 32 0.132 100.00% 468.49 468.56 0.132 I.G.V. : I.G.V . = 18% x V N
K 1.0000 1.000000 1.005
AVANCES EJECUTADOS REALES SIN/ IGV 60,934.48
02 dic-14 60,934.48 60,934.48 1.005 304.67 54.84 359.51
60,934.48 54.84 359.51
CURSO DE VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA POR COMPUTADORA Página 18
Simbolo IU IN CI DENCIA SEPT . 201 4 ENE. 2015 REAJU ST ES GLOSARIO
43 78.723% 659.07 672.00 Valorización del mes : V
MPP 51 0.141 2.128% 312.50 323.65 0.143 Reajustes : R
54 19.149% 373.43 372.55 Deducción de Reajustes : (-) D
A 04 0.073 100.00% 523.47 524.90 0.073 Valorizacion Bruta : VB = V + R - D
47 62.81% 523.70 523.15 Amortización de Adelantos : (-) A
39 37.19% 403.02 405.56 Valorización Neta : V N = VB - A
B 17 0.170 100.00% 572.18 572.83 0.170 Efectivo : E fe ct = V N
K 1.0000 1.000000 1.003
AVANCES EJECUTADOS REALES SIN/ IGV 100,561.84
03 ene-15 100,561.84 100,561.84 1.003 301.69 54.30 355.99
100,561.84 54.30 355.99
Simbolo IU IN CI DENCIA SEPT . 201 4 FEB. 2015 REAJU ST ES GLOSARIO
43 78.723% 659.07 669.27 Valorización del mes : V
MPP 51 0.141 2.128% 312.50 321.66 0.143 Reajustes : R
A 04 0.073 100.00% 523.47 520.67 0.073 Valorizacion Bruta : VB = V + R - D
39 37.19% 403.02 406.79 Valorización Neta : V N = VB - A
B 17 0.170 100.00% 572.18 574.20 0.171 Efectivo : E fe ct = V N
AVANCES EJECUTADOS REALES SIN/ IGV 60,640.22
04 feb-15 60,640.22 60,640.22 1.004 242.56 43.66 286.22
60,640.22 43.66 286.22
CURSO DE VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA POR COMPUTADORA Página 19
Simbolo IU IN CI DENCIA SEPT . 201 4 MAR. 2015 REAJU ST ES GLOSARIO
43 78.723% 659.07 677.34 Valorización del mes : V
MPP 51 0.141 2.128% 312.50 319.53 0.144 Reajustes : R
A 04 0.073 100.00% 523.47 524.27 0.073 Valorizacion Bruta : VB = V + R - D
MI 0.484 0.486
39 37.19% 403.02 409.90 Valorización Neta : V N = VB - A
B 17 0.170 100.00% 572.18 580.12 0.172 Efectivo : E fe ct = V N
F 32 0.132 100.00% 468.49 469.08 0.132 I.G.V. : I.G.V . = 18% x V N
K 1.0000 1.000000 1.007
AVANCES EJECUTADOS REALES SIN/ IGV 16,355.96
05 mar-15 16,355.96 16,355.96 1.007 114.49 20.61 135.10
16,355.96 20.61 135.10
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. CRUZ PAMPA, EN EL CASERÍO
DE CRUZ PAMPA, DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA
REAJUSTE VALORIZACION 01 42.10
REAJUSTE VALORIZACION 02 359.51
REAJUSTE VALORIZACION 03 355.99
REAJUSTE VALORIZACION 04 286.22
REAJUSTE VALORIZACION 05 135.10
TOTAL ARQUITECTURA A REAJUSTAR
S/. 1,178.92
CURSO DE VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA POR COMPUTADORA Página 20
SUBPRESUPUESTO: INSTALACIONES ELECTRICAS
k= 0.382 (AT r / AT o) + 0.160 (Ir / Io) + 0.458 (Mr / Mo)
Indice s U nifica dos GLOSARIO
Valorización del mes : V
PAR T ICIP.
Simbolo IU IN CID EN CIA SEPT . 2014 NOV. 2014 REAJUST ES Reajustes : R
07 87.435% 612.54 619.88 Deducción de Reajustes : (-) D
AT 0.382 0.387
74 12.565% 379.44 384.26 Valorizacion Bruta : VB = V + R - D
I 39 0.160 100.00% 403.02 403.94 0.160 Amortización de Adelantos : (-) A
M 47 0.458 100.00% 523.70 523.70 0.458 Valorización Neta : V N = VB - A
Efectivo : E fe ct = V N
K 1.0000 1.000000 1.005 I.G.V. : I.G.V . = 18% x V N
AVANCES EJECUTADOS REALES SIN/ IGV 0.00
Va l N ° Fe cha Pa rcia l Acumula do K REAJUSTE IGV A PAGAR
01 nov-14 0.00 0.00 1.005 0.00 0.00 0.00
Simbolo IU IN CID EN CIA SEPT . 2014 DI C. 2014 REAJUST ES Reajustes : R
07 87.435% 612.54 626.87 Deducción de Reajustes : (-) D
AT 0.382 0.391
74 12.565% 379.44 386.98 Valorizacion Bruta : VB = V + R - D
I 39 0.160 100.00% 403.02 404.87 0.161 Amortización de Adelantos : (-) A
K 1.0000 1.000000 1.010 I.G.V. : I.G.V . = 18% x V N
02 dic-14 0.00 0.00 1.010 0.00 0.00 0.00
CURSO DE VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA POR COMPUTADORA Página 21
Simbolo IU IN CID EN CIA SEPT . 2014 ENE. 2015 REAJUST ES Reajustes : R
07 87.435% 612.54 631.47 Deducción de Reajustes : (-) D
AT 0.382 0.394
74 12.565% 379.44 390.84 Valorizacion Bruta : VB = V + R - D
I 39 0.160 100.00% 403.02 405.56 0.161 Amortización de Adelantos : (-) A
M 47 0.458 100.00% 523.70 523.15 0.458 Valorización Neta : V N = VB - A
K 1.0000 1.000000 1.013 I.G.V. : I.G.V . = 18% x V N
AVANCES EJECUTADOS REALES SIN/ IGV 1,873.62
03 ene-15 1,873.62 1,873.62 1.013 24.36 4.38 28.74
1,873.62 4.38 28.74
Simbolo IU IN CID EN CIA SEPT . 2014 FEB. 2015 REAJUST ES Reajustes : R
07 87.435% 612.54 630.75 Deducción de Reajustes : (-) D
74 12.565% 379.44 396.49 Valorizacion Bruta : VB = V + R - D
I 39 0.160 100.00% 403.02 406.79 0.161 Amortización de Adelantos : (-) A
AVANCES EJECUTADOS REALES SIN/ IGV 4,755.82
04 feb-15 4,755.82 4,755.82 1.013 61.83 11.13 72.95
4,755.82 11.13 72.95
CURSO DE VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA POR COMPUTADORA Página 22
Simbolo IU IN CID EN CIA SEPT . 2014 MAR. 2015 REAJUST ES Reajustes : R
07 87.435% 612.54 612.07 Deducción de Reajustes : (-) D
AT 0.382 0.383
74 12.565% 379.44 400.61 Valorizacion Bruta : VB = V + R - D
I 39 0.160 100.00% 403.02 409.90 0.163 Amortización de Adelantos : (-) A
K 1.0000 1.000000 1.004 I.G.V. : I.G.V . = 18% x V N
05 mar-15 0.00 0.00 1.004 0.00 0.00 0.00
REAJUSTE VALORIZACION 01 0.00
REAJUSTE VALORIZACION 02 0.00
REAJUSTE VALORIZACION 03 28.74
REAJUSTE VALORIZACION 04 72.95
REAJUSTE VALORIZACION 05 0.00
TOTAL ELECTRICAS A REAJUSTAR A
S/. 101.70
FAVOR DEL CONTRATISTA
CURSO DE VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA POR COMPUTADORA Página 23
CALCULO DE REAJUSTES - VAL. DEL ADICIONAL DE OBRA
PRESUPUESTO: ADICIONAL DE OBRA
k= 0.264 (Jr / Jo) + 0.242 (Sr / So) + 0.087 (Cr / Co) + 0.073 (P r / Po) + 0.071 (Mr / M o) 0.063
+ (AAr / AAo) +0.070 (E r / E o) + 0.130 (Ir / Io)
Simbolo IU INCI DENCIA FEBR. 2015 MAR. 2015 R EAJUST ES GLOSARIO
J 47 0.264 100.00% 523.15 523.15 0.264 Valorización del mes : V
S 3 0.242 100.00% 517.67 515.52 0.241 Reajustes : R
C 21 0.087 100.00% 454.07 454.07 0.087 Deducción de Reajustes : (-) D
P 59 0.073 100.00% 205.82 205.82 0.073 Valorizacion Bruta : VB = V + R - D
M 43 0.071 100.00% 669.27 677.34 0.072 Amortización de Adelantos : (-) A
AA 5 0.063 100.00% 446.13 445.90 0.063
E 48 0.070 100.00% 350.89 352.93 0.070
I 39 0.130 100.00% 406.79 409.90 0.131
Valorización Neta : VN = V B - A
K 1.0000 1.000000 1.001 Efectivo : Efe ct = V N
I.G.V. : I.G.V . = 18% x V N
AVANCES EJECUTADOS REALES SIN/ IGV 6,198.44
Val N° Fe cha Pa rcia l Acumula do K REAJUSTE IGV A PAGAR
01 mar-15 6,198.44 6,198.44 1.001 6.20 1.12 7.31
6,198.44 1.12 7.31
RESUMEN TOTAL DE REAJUSTES EXPEDIENTE
CONTRACTUAL Y SALDOS
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. CRUZ PAMPA, EN EL CASERÍO DE CRUZ
PAMPA, DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD
REAJUSTE ESTRUCTURAS 7,721.58
REAJUSTEARQUITECTURA 1,178.92
REAJUSTE ELECTRICAS 101.70
REAJUSTE ADICIONAL DE OBRA 7.31
TOTAL 1 REAJUSTAR A FAVOR DEL
S/. 9,009.51
CO NCEPTO DEBE HABER SALDO
AUT ORIZADO Y PAGADO S/. 811,690.12 S/. 811,690.12 0
ADELANT OS 0 0 0
FONDO DE GARANT IA S/. 81,169.012 0 S/. 81,169.012
REAJUST ES S/. 9,009.51 0 S/. 9,009.51
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/. 90,178.522
CURSO DE VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA POR COMPUTADORA Página 24
NOTA: Según el Nuevo Reglamento de la ley N°30225 de Contrataciones del Estado, para el caso de Fórmulas
de Reajuste indica lo siguiente:
INTERPRETACION: Por lo cual hay que tener presente que la valorización se presenta al supervisor el último
día del mes y este tiene hasta 5 días para presentar la valorización a la entidad, es decir pagarían en el mes
siguiente de presentada la valorización, según el Reglamento se toma en cuenta el Indice del mes en que se
paga la valorización, sin embargo en este caso que estamos viendo se coordinó con la Entidad y ésta indicó
que se haga el reajuste con Indice del mes en que se presenta la valorización, es por eso que se recomienda
coordinar con la ENTIDAD, hay que tener en cuenta que el plazo para presentar la liquidación es de 60 días a
partir de la recepción de obra (articulo 179 de Ley N°30225 de Contrataciones del Estado), por ende queda a
criterio de la ENTIDAD que decisión toma usando su criterio y basándose en los reglamentos
CURSO DE VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA POR COMPUTADORA Página 25
V. DESCRIPCION DE LA OBRA
VII. VALORIZACIONES
VIII. CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO
IX. SALDO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA
CUADROS COMPARTIVOS DE METRADOS
INFORMES DE VALORIZACIONES Y PANEL FOTOGRÁFICO
VALORIZACION 5
COPIA DE RESOLUCION DE EXPEDIENTE TECNICO (para sustentar reajustes)
COPIA DEL ACTA DE ADJUDICACION Y CONSENTIMEINTO DE LA BUENA PRO
COPIA DE CONTRATO DE EJECUCION
CARTA DE RETENCION POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
ENSAYOS DE CALIDAD (RESISTENCIA DE CONCRETO Y DISEÑO DE MEZCLAS)
DESGLOSADO DEL CUADERNO DE OBRA
COPIA DEL PAGO DE IMPUESTOS Y LEYES SOCIALES
COPIA DE FACTURAS PAGADAS
METRADOS FINALES DE OBRA
INFORME FINAL DE LA SUPERVISION
CURSO DE VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA POR COMPUTADORA Página 26
Artículo 175.- Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%)
Solo procede la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la
certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal y la resolución del Titular de la Entidad y en
los casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince por
ciento (15%) del monto del contrato original.
Excepcionalmente, en el caso de prestaciones adicionales de obra que por su carácter de emergencia, cuya
no ejecución pueda afectar el ambiente o poner en peligro a la población, los trabajadores o a la integridad
de la misma obra, la autorización previa de la Entidad se realiza mediante comunicación escrita al inspector
o supervisor a fin de que pueda autorizar la ejecución de tales prestaciones adicionales, sin perjuicio de la
verificación que debe efectuar la Entidad previo a la emisión de la resolución correspondiente, sin la cual no
puede efectuarse pago alguno.
En los contratos de obra a precios unitarios, los presupuestos adicionales de obra se formulan con los
precios del contrato y/o precios pactados y los gastos generales fijos y variables propios de la prestación
adicional para lo cual debe realizarse el análisis correspondiente teniendo como base o referencia el análisis
de los gastos generales del presupuesto original contratado. Asimismo, debe incluirse la utilidad del
presupuesto ofertado y el Impuesto General a las Ventas correspondiente.
Cuando en los contratos previstos en el párrafo anterior se requiera ejecutar mayores metrados no se
requiere autorización previa para su ejecución, pero sí para su pago; el encargado de autorizar el pago es el
Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha función.
Para la aplicación de lo establecido en el presente párrafo el monto acumulado de los mayores metrados
y las prestaciones adicionales de obras cuyos montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no
pueden superar el quince por ciento (15%) del monto del contrato original. El monto a pagarse por la
ejecución de estos mayores metrados se computa para el cálculo del límite para la aprobación de
adicionales, previsto en el segundo párrafo del numeral 34.3 del artículo 34 de la Ley.
En los contratos de obra a suma alzada, los presupuestos adicionales de obra se formulan con los precios del
presupuesto referencial ajustados por el factor de relación y/o los precios pactados, con los gastos generales
fijos y variables propios de la prestación adicional para lo cual debe realizarse el análisis correspondiente
teniendo como base o referencia los montos asignados en el valor referencial multiplicado por el factor de
relación. Asimismo, debe incluirse la utilidad del valor referencial multiplicado por el factor de relación y el
Impuesto General a las Ventas correspondiente.
De no existir precios unitarios de una determinada partida requerida en la prestación adicional, se pactaran
nuevos precios unitarios, considerando los precios de los insumos, tarifas o jornales del presupuesto de obra
y de no existir, se sustenta en precios del mercado debidamente sustentadas.
La necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra debe ser anotada en el cuaderno de obra, sea por
el contratista a través de su residente, o por el inspector o supervisor, según corresponda. En un plazo
máximo de cinco (5) días contados a partir del día siguiente de realizada la anotación, el inspector o
supervisor, según corresponda, debe comunicar a la Entidad la anotación realizada, adjuntando un informe
técnico que sustente su posición respecto de la necesidad de ejecutar la prestación adicional.
La Entidad debe definir si la elaboración del expediente técnico de la prestación adicional de obra está a su
cargo, a cargo de un consultor externo o a cargo del inspector o supervisor, este último en calidad de
prestación adicional, aprobada conforme al procedimiento previsto en el artículo 139. Para dicha definición,
la Entidad debe tener en consideración la naturaleza, magnitud, complejidad, entre otros aspectos
relevantes de la obra principal, así como la capacidad técnica y/o especialización del inspector o supervisor,
cuando considere encargarle a éste la elaboración del expediente técnico.
Concluida la elaboración del expediente técnico el inspector o supervisor lo eleva a la Entidad. En caso el
expediente técnico la labore la Entidad o un consultor externo, el inspector o supervisor cuenta con un plazo
de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la recepción del expediente técnico, para
remitir a la Entidad el informe en el que se pronuncie sobre la viabilidad de la solución técnica planteada en
el expediente técnico. En ambos casos, de existir partidas cuyos precios unitarios no están previstas en el
presupuesto de obra, se adjunta al expediente técnico el documento del precio unitario pactado con el
contratista ejecutor de la obra.
Recibida la comunicación del inspector o supervisor, la Entidad cuenta con doce (12) días hábiles para emitir
CURSO DE VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA POR COMPUTADORA Página 27
y notificar al contratista la resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de
la prestación adicional de obra. La demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolución, puede ser
causal de ampliación de plazo.
Cuando se apruebe la prestación adicional de obra, el contratista está obligado a ampliar el monto de la
garantía de fiel cumplimiento. Igualmente, cuando se apruebe la reducción de prestaciones, el contratista
puede reducir el monto de dicha garantía.
Los adicionales, reducciones y los mayores o menores metrados que se produzcan durante la ejecución de
proyectos de inversión pública deben ser comunicados por la Entidad a la autoridad competente del Sistema
Artículo 169.- Causales de ampliación de plazo
El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas
a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento
de la solicitud de ampliación:
2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso,
el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.
3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados que no provengan de
variaciones del expediente técnico de obra, en contratos a precios unitarios.
EJEMPLO DE UN ADICIONAL POR OBRA COMPLEMENTARIA: (A Suma Alzada)
PLANTA DE DISTRIBUCION PRIMER PISO ESCALERA EXISTENTE
En la imagen se puede apreciar la situación existente de la escalera del 1er piso existente, en la cual se
puede apreciar que no cuenta con junta de dilatación lo cual es contraproducente.
CURSO DE VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA POR COMPUTADORA Página 28
En la foto del lado izquierdo se puede apreciar que la escalera está en mal estado y no cuenta con junta de
En la foto del lado derecho se puede apreciar que al empezar a demoler la escalera se verificó que los fierros
de una columna solo llegan hasta el descanso y sobre el descanso vaciaron la columna sin acero.
ESCALERA PRIMERA PROPUESTA
En la imagen se puede apreciar la propuesta de la nueva escalera a construir con su respectiva junta de
dilatación estructural de 1" ( ADICIONAL DE OBRA POR OBRA COMPLEMENTARIA) el cual si procedió y fue
aprobado por la entidad debido a que es necesario demoler la escalera existente y construir una nueva
escalera dejando la junta de dilatación estructural entre el módulo y la escalera para que funcione el sistema
integral de la obra y además salvaguardando la integridad de los alumnos.
CURSO DE VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA POR COMPUTADORA Página 29
Documents similaires à CURSO DE VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA POR COMPUTADORA ok.pdf
Esmeralda Guerrero Guasca
CLAUDIA JULIANA DUQUE CARDENAS
PRESENTACION ING. DE COSTO.pptx
Plus de funly
descarga ficha de matricula.pdf
CV FUNLEN.docx
Folleto_director-primaria_27-09_w.pdf
Consulta Ruc_ Acosta
proyectos.inei.gob.pe_convo.pdf
Cv Funly Romero Campos
Valorización Cruz Pampa Nº 02
REAJUSTES ESTRUCTURAS.xls
Liquidación de Obra.docx
REAJUSTES ELECTRICA.xls
carta de residente_valorizacion_al supervisor.docx
RELACIÓN DE ÍNDICES UNIFICADOS DE PRECIOS A LA CONSTRUCCIÓN.docx
Indices de Noviembre de 2013
Jesus Alberto Flores Martinez
Manejo Integrado de La Broca (MIB) Seminario Febrero 2007-APCM
Orquídea Prothechea Radiata
Josue Nava Rojas
Plantas Medicinales Andes
Danny Palace

References: Artículo 173
 resolución 
 resolución 
 Artículo 2
 Artículo 2

Artículo 175
 resolución 
 resolución 
 artículo 34
 artículo 139
 resolución 

Artículo 169