Source: http://docplayer.cz/154251683-Smlouva-o-projektove-priprave.html
Timestamp: 2019-09-19 07:10:52+00:00

Document:
SMLOUVA O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ - PDF
Download "SMLOUVA O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ"
1 II/416 Blučina obchvat DSP, SP, IČ Číslo smlouvy objednatele: 1247/2018 Ev. č. Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ II/416 Blučina obchvat DSP, SP, IČ OBJEDNATEL Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Brno IČO zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287 zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem a ZHOTOVITEL HBH Projekt spol. s r.o. sídlem Kabátníkova 216/5, Brno IČO zapsaná u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 3996 zastoupena (vedoucí člen sdružení) Link Projekt s.r.o. sídlem Makovského náměstí 3147/2, Brno IČO zapsaná u Krajského soudu v Brně sp. zn. C zastoupena (člen sdružení) tvořící sdružení: HBH / LINK spolu uzavírají smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník ): I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 1. Tato smlouva je uzavírána na základě a v souladu s Rámcovou dohodou Zpracování projektové dokumentace staveb pozemních komunikací a související činnosti uzavřené dne mezi objednatelem a zhotovitelem. 2. Účelem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro podání stavebního povolení, soupisu prací, souvisejících průzkumů a studií. Součástí je také inženýrská činnost nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k vydání stavebního povolení. Součástí projektové dokumentace budou tyto stavební objekty: SO 001 Příprava území stavby SO 002 Demolice stávajícího mostu přes Dunávku SO 101 Přeložka silnice II/416 SO 111 Okružní křižovatka v KÚ SO 130 Přeložka silnice III/4164 Blučina - Opatovice SO 140 Úprava komunikace obsluhy hráze SO 141 Napojení účelové komunikace v km 3,773 SO Sjezd v km 0,700 vpravo SO Sjezd v km 0,850 vpravo SO Úprava sjezdů na III/41614 SO 152 Úprava ploch a napojení ČS SO 201 Most na II/416 přes Litavu a polní cestu v km 0,938
2 SO 203 Most na II/416 přes meliorační kanál a PC v km 1,509 SO 204 Most na II/416 přes silnici III/41614 v km 1,889 SO 205 Most na II/416 přes Dunávku v km 2,125 SO 240 Most na III/41614 přes Dunávku SO 301 Odvodnění komunikace II/416 SO 302 Ochrana vodovodního přivaděče Blučina SO 310 Úprava meliorací SO 320 Úpravy na závlahových zařízeních SO 401 Úprava vedení VVN ČEPS 400kV v km 2,420 SO 402 Přeložka vedení VVN E.ON 110kV č.517 v km 1,640 SO 403 Přeložka vedení VN E.ON v km 1,400 SO 404 Přeložka vedení VN E.ON v km 2,120 SO 405 Úprava vedení VN E.ON v km 3,790 SO 406 Úprava vedení VN E.ON v km 4,424 SO 407 Přeložka vedení VN E.ON přes MK v KÚ SO 408 Přípojky NN pro čerpací zařízení odvodnění SO 409 Přeložka VO čerpací stanice ČEPRO SO 411 Přeložka sdělovacího kabelu CETIN v km 0,960 SO 412 Přeložka dálkového optického kabelu itself v km 3,850 SO 701 Oplocení silnice II/416 v km 2,150 4,450 SO 801 Vegetační úpravy SO 802 Rekultivace ploch skládek ornice. Silnice bude mít charakter obousměrné komunikace o dvou jízdních pruzích v kategorii S9,5/80. Součástí řešení je výstavba nové okružní křižovatky na k.ú. Vojkovice, napojení a křížení na komunikace místního významu, mostní objekty přes vodní toky a úprava stávající okružní křižovatky při sjezdu z dálnice D2. Komunikace bude v celém rozsahu v násypu. Celková délka obchvatu je cca 4500m. 3. Předmětem plnění je: i. zhotovení dokumentace pro vydání stavebního povolení; ii. inženýrská činnost pro získání podkladů nutných k získání stavebního povolení; iii. soupis prací. Předmět plnění bude obsahem žádosti o vydání stavebního povolení. 4. Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s: i. obecně závaznými předpisy; ii. vyhl. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb; iii. konceptu DUR z 9/2018 zpracovaného HBH Projekt, spol. s r.o, se sídlem Kabátníkova 216/5, Brno, IČO: ; iv. dokumentace o posuzování vlivu na životní prostředí z 12/2017 zpracované Ekopontis, s.r.o., se sídlem Cejl 511/43, Zábrdovice, Brno, IČO: , v. závazným stanoviskem k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí ze dne ; vi. písemnými pokyny objednatele; vii. aktuálně účinnou směrnicí a vyhláškou Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací; viii. aktuálně účinnými Technickými kvalitativními podmínkami ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací; ix. technickými normami vztahujícími se k materiálům a činnostem projektovaným na základě této smlouvy. 5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně ukončeno a je-li řádně a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla s objednatelem. Strana 2 (celkem 14)
3 6. Financování díla se řídí pravidly příslušnými pro daný zdroj financování: Integrovaného regionálního programu (dále jen IROP). Výzva č. 70 vybrané úseky silnic II. a III. třídy. Veškerá pravidla programu jsou zveřejněna na adrese Zhotovitel prohlašuje, že se s pravidly operačního programu v potřebném rozsahu seznámil. II. DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (DÁLE JEN DSP ) 1. DSP bude vyhotovena pro účely vydání stavebního povolení. 2. DSP bude dělena na stavební objekty, mj. i dle předpokládaných budoucích vlastníků. 3. V rámci DSP budou předány i související dokumenty: i. průvodní zpráva; ii. technické zprávy k jednotlivým stavebním objektům; iii. plán organizace výstavby; iv. záborový elaborát zpracovaný osobou oprávněnou pro ověřování výsledků zeměměřičských činností dle zákona č. 200/1994Sb.; v. plán bezpečnosti a ochrany zdraví, v jehož rámci budou vymezeny práce, u kterých se předpokládá vyšší riziko, dále bude posouzena nutnost působení koordinátora BOZP na stavbě. 4. Zhotovitel je povinen v DSP jednoznačně vymezit předmět stavebního díla tak, aby podrobnost dokumentace umožňovala vypracovat soupis prací. 5. DSP bude předána ve dvou stadiích: koncept DSP a konečná DSP. Rozdíl mezi konceptem DSP a konečnou DSP spočívá pouze v tom, že v konečné DSP jsou zapracovány připomínky objednatele ke konceptu DSP a výsledky inženýrské činnosti. 6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je povinen navrhnout objednateli způsob zapracování požadavků vzniklých z inženýrské činnosti; objednatel se k návrhu vyjádří a případně udělí písemné pokyny jak požadavky zapracovat. 7. Koncept DSP bude objednateli předán 2x v listinné podobě a elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude koncept DSP zapsán ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu. V případě, že koncept nebude obsahovat všechny části sjednané touto smlouvou nebo vykazuje podstatné rozpory vzhledem k podkladům uvedeným v čl. I. odst. 4. této smlouvy, platí, že koncept DSP není dokončen, tudíž část díla koncept DSP není provedena. 8. Objednatel se ke konceptu DSP písemně vyjádří do 20 pracovních dnů od obdržení konceptu a výstupů z IČ. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné. 9. Konečná DSP bude objednateli předána 10 x v tištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSP zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmražená resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn nebo *.dgw). 10. Záborový elaborát bude obsahovat textovou a grafickou část. Textová část musí obsahovat zejména soupis všech nemovitých věcí dotčených stavbou s uvedením minimálně těchto údajů: parcelní číslo, katastrální území, jméno a bydliště vlastníka (název a sídlo, IČO), celkovou výměru pozemku, druh a využití pozemku, číslo listu vlastnictví, výměru plochy trvalého záboru zaokrouhlenou na celá čísla, výměru plochy dočasného záboru zaokrouhlenou na celá čísla, v případě, že je pozemek dotčen v rámci stavby úpravou, přeložkou či výstavbou inženýrské sítě bude u pozemku uvedeno i číslo stavebního objektu dle DSP. Grafická část musí být v měřítku alespoň 1:500, bude v ní vyznačena barevně odlišně plocha trvalého záboru (trvalý zábor Strana 3 (celkem 14)
4 bez výkupu světle žlutá, trvalý zábor s výkupem fialová) a dočasného záboru (do jednoho roku světle modrá, nad jeden rok světle zelené) pozemků a průběh úprav, přeložek a výstaveb inženýrských sítí přerušovanou čarou s popisem čísla stavebního objektu. 11. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby v elektronické verzi konečné DSP byly uváděny srozumitelné názvy souborů a výkresů, bez diakritiky a pomlček. 12. Před předáním konečné DSP (dále také dokumentace ) bude na pracovišti objednatele oblasti Střed, Ořechovská 35, provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele. 13. Bude-li při kontrole úplnosti tato dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti 9 vyhotovení konečné dokumentace v tištěné podobě a jeden nosič CD či DVD vedoucímu investičního úseku oblasti Střed; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata. 14. Zbývající jedno vyhotovení dokumentace bude spolu s protokolem o kontrole úplnosti dokumentace předána na pracovišti objednatele ředitelství, Ořechovská 35, Brno; při té příležitosti bude sepsán předávací protokol. Tímto předáním je část díla DSP provedena. III. PRŮZKUMY A STUDIE 1. Předmětem plnění průzkumů a studií, které jsou součástí DSP, budou následující položky: i. doplňkový IG průzkum; ii. hydrogeologický posudek; iii. korozní průzkum iv. aktualizace vodohospodářských údajů hladin Q100 a KNH (dále jen průzkumy a studie ). 2. Zhotovitel je povinen vytvářet či zajistit vytvoření průzkumů a studií tak, aby průzkumy a studie odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem. Zhotovitel je povinen vytvářet průzkumy a studie tak, aby bylo zajištěno naplnění účelu této smlouvy. 3. Zhotovitel je povinen objednateli předat originály dokumentů o průzkumech a studiích a kopii elektronicky 1x na CD. O předání originálů dokumentů se sepíše protokol. Originály dokumentů o průzkumech a studiích budou předány společně s konceptem DSP. 4. Zhotovitel je povinen zařadit kopie dokumentů o průzkumech a studiích do dokladové části do paré 1 a 2 projektové dokumentace tištěné verze. Zhotovitel je dále povinen zařadit obrazy dokumentů o průzkumech a studiích na elektronický nosič dat, na kterém bude předávána konečná DSP. IV. SOUPIS PRACÍ (DÁLE JEN SP NEBO SOUPIS PRACÍ ) 1. Zhotovitel je povinen vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb tak, aby byl vyhotoven v souladu požadavky vyjádřenými ve vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 2. Zhotovitel je povinen v soupisu prací stanovit v přímé návaznosti na DSP podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci stavební veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Zhotovitel je povinen činit tak, aby SP obsahoval položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru. 3. Pro sestavení soupisu prací v požadovaných podrobnostech je možné použít odkaz na cenovou soustavu, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. Strana 4 (celkem 14)
5 4. Soupis prací bude sepsán s použitím Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. 5. Položka soupisu musí obsahovat alespoň: a) pořadové číslo položky, b) číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy, pokud je použita, c) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky, d) měrnou jednotku, e) množství v měrné jednotce, f) výkaz výměr k uvedenému množství. 6. Soupis prací bude obsahovat ve formě samostatné přílohy detailní popis veškerých výrobků v návaznosti na soupis prací. 7. Zhotovitel je povinen vypracovat soupis prací s výkazem výměr. Výkazem výměr se rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací. Zhotovitel uvede v soupisu prací postup výpočtu celkové výměry s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry. Zhotovitel je dále povinen vypracovat soupis prací s technickými specifikacemi. Soupis prací nesmí obsahovat atributy položek. 8. V oceněném soupisu prací bude uvedena použitá cenová úroveň, která musí být aktuální ke dni předání konečného soupisu prací. 9. Součástí soupisu prací budou i veškeré nezbytné, a objednatelem požadované vedlejší náklady a ostatní náklady jako samostatná část soupisu prací. 10. Soupis prací (oceněný) pro DSP bude předán k připomínkám při předání konceptu DSP a to 2 x v tištěné podobě a 2 x elektronicky na CD či DVD. Elektronicky bude soupis prací předán ve výměnném formátu ASPE 9 a zároveň ve formátu *.pdf a zároveň i ve formátu *.xls. 11. Soupis prací (oceněný) pro DSP bude předán 4 x v tištěné podobě a 2x elektronicky na CD či DVD při předání konečné DSP. Elektronicky bude soupis prací předán ve výměnném formátu ASPE 9 a zároveň ve formátu *.pdf a zároveň i ve formátu *.xls. V. INŽENÝRSKÁ ČINNOST (DÁLE JEN IČ ) 1. Inženýrská činnost spočívá v zajištění veškerých podkladů nutných k přípravě žádosti o vydání stavebních povolení včetně předvyplněných elektronických podob jednotlivých žádostí. 2. Inženýrská činnost spočívá zejména v zajištění podkladů potřebných k získání stavebního povolení: i. veškerých rozhodnutí dotčených orgánů; ii. veškerých závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek nebo jiných dokladů vyžadovaných právními předpisy; iii. podkladů pro zajištění verifikačního stanoviska; iv. stanovisek vlastníků veškeré dotčené veřejné dopravní a technické infrastruktury; v. podklady pro získání souhlasu s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu, pokud potřeba vyplyne ze změny záborového elaborátu; vi. vyjádření dalších účastníků řízení a dotčených územně samosprávných celků vii. veškeré podklady vedoucí k získání stavebního povolení a k registraci v programu IROP. 3. Veškerá vyjádření a stanoviska budou vydána na jméno objednatele. 4. Výsledky inženýrské činnosti budou předány samostatně 1x v originále ve lhůtě stanovené v čl. VI. odst. 1. této smlouvy a 1x v kopii v každém paré konečné DSP a 2x na CD ve formátu *.pdf. Skenování dokumentů Strana 5 (celkem 14)
6 do *.pdf bude nebarevné ve standardní kvalitě. Tímto ustanovením není dotčena povinnost zhotovitele vypracovat dokladovou část projektové dokumentace. Tímto předáním je část díla - IČ provedena. VI. LHŮTY PLNĚNÍ 1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách: Koncept DSP a SP, průzkumy a studie do Konečná DSP, SP, IČ do 10 pracovních dnů od zaslání připomínek ke konceptu DSP dle čl. II. odst. 8. této smlouvy Dřívější plnění je možné. 2. Lhůty plnění dle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců, či vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění. VII. CENA 1. Cena: CENA CELKEM BEZ DPH 2. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. 3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce ,- Kč 4. Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy. Kalkulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Počet hodin uvedených u položek průzkumů a studií, záborový elaborát, soupis prací s výkazem výměr, podklady pro zajištění verifikačního stanoviska v příloze č. 1 smlouvy jsou maximální pro danou položku a nebudou v průběhu plnění smlouvy měněny, pouze v případě navýšení rozsahu předmětu plnění objednatelem v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 5. Pokud objednatel udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část zhotovitelem již vykonaných prací bude zmařena, objednatel zhotoviteli uhradí poměrnou část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly skutečně vykonány. VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 1. Cena bude hrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena po předání konceptu DSP, SP a průzkumů a studií ve výši 100% ceny průzkumů a studií a 70% ceny DSP, druhá faktura bude vystavena pro předání konečné DSP, SP a IČ ve výši zbylé části ceny dle čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol. 2. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na sídlo objednatele a doručit elektronicky na adresu 3. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu dle odst. 2. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou. 4. Faktury jsou uhrazeny dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Strana 6 (celkem 14)
7 5. Zálohové platby se nesjednávají. IX. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 1. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání veřejných prostředků. Zhotovitel zodpovídá plně za dodržování zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména za dodržení 159 tohoto zákona, tj. odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. 2. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob. 3. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy. 4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit. 5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli ke kontrole součinnost. 6. Zhotovitel je povinen zvát objednatele (tj. zejména investičního náměstka a vedoucího investičního úseku oblasti Střed) a další relevantní subjekty na výrobní výbory. Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do dvou týdnů od uzavření této smlouvy a bude se konat v sídle ředitelství objednatele. Výrobní výbory budou svolávány minimálně 4x v průběhu zpracování, nedohodnou-li se strany jinak. Samostatný výrobní výbor bude svolán k posouzení návrhu soupisu prací a zapracování výsledků inženýrské činnosti. Závěrečný výrobní výbor bude svolán před odevzdáním konceptu DSP. Termín výrobního výboru určí vedoucí investičního úseku oblasti Střed s přihlédnutím k návrhu zhotovitele. Z výrobních výborů budou vyhotoveny zápisy. Veškeré zápisy si strany předají po jejich vyhotovení; kopie všech zápisů budou zároveň objednateli předány spolu s výsledky inženýrské činnosti. Zhotovitel je povinen zvát investičního náměstka, nebo jím pověřenou osobu, na výrobní výbor, a to minimálně 5 pracovních dnů předem. 7. Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v rozpracovanosti; za odůvodněné případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací, nutnost vyhotovení dalšího průzkumu či studie apod. 8. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Poměr nabídkové ceny nových prací vůči kontrolní ceně stanovené na základě sazebníku UNIKA přitom nesmí překročit poměr v této smlouvě sjednané ceny vůči kontrolní ceně stanovené na základě aktuálního sazebníku UNIKA. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou součástí této smlouvy, platí, že je provádí na svůj náklad. 9. Zhotovitele je povinen být přítomen a poskytnout součinnost při projednávání výsledku plnění dle této smlouvy v řízení u stavebního úřadu. X. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN 1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, vedoucí investičního oddělení a vedoucí investičního úseku oblasti Střed. 2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou; je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě. 3. Investiční náměstek i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací; ii. je oprávněn provádět kontrolu plnění; Strana 7 (celkem 14)
8 iii. je oprávněn převzít od zhotovitele veškerá plnění dle této smlouvy; iv. je oprávněn udílet písemné pokyny; v. je oprávněn účastnit se výrobních výborů; vi. je oprávněn vyhradit si další práva a povinnosti dle této smlouvy s výjimkou práva uzavírat dodatky k této smlouvě vii. je oprávněn udílet souhlas s pověřením některých činností jiné osobě odpovědným projektantem. 4. Vedoucí investičního oddělení i. je oprávněn provádět kontrolu plnění; ii. je oprávněn udílet písemné pokyny; iii. je oprávněn převzít od zhotovitele konečnou DSP, SP; iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů. 5. Vedoucí investičního úseku oblasti Střed i. je oprávněn provádět kontrolu plnění; ii. je oprávněn udílet písemné pokyny; iii. je oprávněn převzít od zhotovitele koncept a konečnou DSP a SP, průzkumy a studie a IČ; iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů; v. je oprávněn činit kontrolu úplnosti konečné dokumentace. 6. Oprávněnými osobami zhotovitele jsou: statutární zástupce a odpovědný projektant. 7. Statutární zástupce zhotovitele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou; je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě 8. Odpovědným projektantem je Odpovědný projektant je oprávněn účastnit se výrobních výborů, předkládat návrhy řešení zhotoviteli a přijímat za zhotovitele veškeré písemnosti. Odpovědný projektant je oprávněn pověřit některými činnostmi jinou osobu, tato osoba však musí být zaměstnaneckém nebo obdobném poměru ke zhotoviteli, musí mít autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor dopravní stavby, minimálně 7 let praxe při výkonu autorizovaného inženýra a v posledních pěti letech před pověřením odpovídala za projekční práce alespoň 2 projektů obdobných předmětu plnění. Pověřená osoba je oprávněna k výkonu pověřených činností až po předchozím písemném odsouhlasení objednatelem. Odpovědným projektantem pro část stavby mosty je Odpovědný projektant je oprávněn účastnit se relevantních výrobních výborů a předkládat návrhy řešení zhotoviteli. XI. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 1. K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním zhotovitele na základě této smlouvy a požívajících autorskoprávní ochranu zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci, vč. práva hmotně zachycené výsledky činnosti měnit. Objednatel není povinen licenci využít. 2. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě. 3. K veškerým podkladům pro plnění smlouvy, které požívají autorskoprávní ochrany, uděluje objednatel zhotoviteli právo dílo v nezbytném rozsahu užít tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, tj. příprava a realizace stavby, případně aby mohl objednatel jako povinný subjekt ze zákona č. 106/1999Sb., poskytování informací, ve znění pozdějších předpisů poskytnout informace uvedené v hmotně zachycených výsledcích činností dle této smlouvy. XII. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ Strana 8 (celkem 14)
9 1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví zapříčiněné činností zhotovitele při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění. Za škodu se považuje i nevyplacená výše schválené dotace. 2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění. 3. Práva objednatele z vady díla: 3.1Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití předmětu plnění k naplnění účelu této smlouvy. 3.2Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí. 3.3Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let. 3.4Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit do 10 pracovních od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně. 4. Smluvní pokuty 4.1Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty nedodržení termínů plnění nedodržení termínu pro odstranění vady za jednotlivou vadu DSP, SP, díky které nebude možné získat souhlas s udržovacími pracemi porušení povinnosti při plnění smlouvy využívat osob, prostřednictvím kterých zhotovitel v zadávacím řízení bodového hodnocení, které vedlo k uzavření rámcové dohody s ním Jiné porušení smlouvy zhotovitelem 0,05% z celkové ceny za započatý den prodlení 0,1% z celkové ceny za započatý den prodlení 0,05% z celkové ceny za započatý den prodlení se získáním souhlasu 0,1% z celkové ceny za každý zjištěný případ porušení povinnosti, a to i opakovaně a za každý za počatý den porušení 500,-Kč porušení případně započatý den plnění 4.2Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům objednatele. Smluvní pokuty jsou započitatelné i proti nesplatným pohledávkám. 4.3Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů. 4.4Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu. 5. Úrok z prodlení 5.1Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur. XIII. UKONČENÍ SMLOUVY 1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou. 2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se zejména považuje: Strana 9 (celkem 14)
10 i. vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené neodstraní; ii. zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady; iii. zneužití přiložené plné moci; iv. provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované; v. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou; vi. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka; vii. bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí; viii. prodlení s plněním o více než 30 kalendářních dnů; ix. důvody uvedené v ustanovení 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech: i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka; ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů. 4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc. 5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran. 6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu dle odst. 2 bod ii) a viii) tohoto článku nemá zhotovitel nárok na náklady vynaložené na provádění díla. XIV. PLNÁ MOC 1. Objednatel zplnomocňuje zhotovitele k veškerému právnímu jednání, které je nezbytné pro plnění této smlouvy, a to v mezích této smlouvy. 2. Plán BOZP připraví odborně způsobilá fyzická osoba, kterou je Uzavřením této smlouvy je uvedená osoba jmenována koordinátorem BOZP pro fázi přípravy stavby. Jeho odměna je součástí ceny dle čl. VII. odst. 1. této smlouvy. XV. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání probíhají v jazyce českém. 2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě. 3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený. 5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. 6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak. 7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost uveřejněním v registru smluv dle odst. 10 tohoto článku. 8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 9. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele. Strana 10 (celkem 14)
11 10. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají uveřejnění: netýká se. 11. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí 1921, 1976, 1978, 2112, 2364 odst. 2, 2595, 2605 odst. 2, 2606, 2611 občanského zákoníku. 12. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky. 13. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy: 1. Kalkulace ceny. 2. Plná moc. 14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1. V Brně, dne V Brně, dne HBH Projekt spol. s r.o. na základě plné moci Ing. Zdeněk Komůrka ředitel Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana 11 (celkem 14)
13 Příloha č. 1 KALKULACE CENY Položka Počet hodin Cena v Kč bez DPH Doplňkový IG průzkum Hydrogeologický posudek Korozní průzkum Aktualizace vodohospodářských údajů hladin Q100 a KNH Průzkumy a studie celkem Položka Cena v Kč bez DPH Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) Inženýrská činnost (IČ) Položka Počet hodin Cena v Kč bez DPH Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě (DSP) Soupis prací s výkazem výměr v podrobnostech pro PDPS Podklady pro zajištění verifikačního stanoviska (IČ) CENA DÍLA CELKEM V KČ BEZ DPH* * Cena díla celkem v Kč bez DPH součet Průzkumy a studie celkem, DSP, IČ, Záborový elaborát, Soupis prací s výkazem výměr, Podklady pro zajištění verifikačního stanoviska V Brně, dne HBH Projekt spol. s r.o. Strana 13 (celkem 14)
14 Příloha č. 2 na základě plné moci PLNÁ MOC ZMOCNITEL Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Brno IČO zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287 zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem zmocňuje ZMOCNĚNCE HBH Projekt spol. s r.o. sídlem Kabátníkova 216/5, Brno IČO zapsaná u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 3996 zastoupena (vedoucí člen společnosti) k jednání s fyzickými i právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem získání podkladů, dokladů a stanovisek potřebných pro získání pravomocných stavebních povolení: II/416 Blučina obchvat Zmocněnec je oprávněn jednat s fyzickými i právnickými osobami svým jménem. Doklady a stanoviska musí být vydány na jméno zmocnitele. Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc v rozsahu této plné moci jiné osobě; takovou osobou může být pouze zaměstnanec zmocněnce. V Brně, dne Ing. Zdeněk Komůrka ředitel Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Zmocnění přijímám HBH Projekt spol. s r.o. na základě plné moci Strana 14 (celkem 14)
SMLOUVA O DÍLO. Heršpice oprava komunikací. Heršpice oprava komunikací
Číslo smlouvy objednatele Číslo smlouvy zhotovitele SMLOUVA O DÍLO Heršpice oprava komunikací OBJEDNATEL Obec Heršpice sídlem Heršpice 91, 684 01 Slavkov u Brna IČO 00542458 zastoupena Jiřím Zieglerem,
II/383 Řícmanice, ul.husova oprava povrchu Číslo smlouvy objednatele Číslo smlouvy zhotovitele 2445/2016
Číslo smlouvy objednatele Číslo smlouvy zhotovitele 2445/2016 SMLOUVA O DÍLO II/383 ŘÍCMANICE, UL. HUSOVA OPRAVA POVRCHU OBJEDNATEL Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
SMLOUVA O DÍLO III/38529 CHUDČICE, MOST III/ Chudčice, most
III/ 38529 Chudčice, most 38529-3 Číslo smlouvy objednatele Číslo smlouvy zhotovitele S290-16-MACN SMLOUVA O DÍLO III/38529 CHUDČICE, MOST 38529-3 OBJEDNATEL Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
Náves a parkoviště před obecním úřadem v Přísnoticích
Náves a parkoviště před obecním úřadem v Přísnoticích Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií SMLOUVA O DÍLO REKONSTRUKCE CENTRÁLNÍ ČÁSTI OBCE PŘÍSNOTICE OBJEDNATEL Obec Přísnotice sídlem Vranovská
SMLOUVA O DÍLO. AKCE: Zpracování projektové dokumentace - chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina podél silnice 1/35
VT'C' tetel Stránka 1 z 7 0sy/n huoo/o,^ '/ 'V SMLOUVA O DÍLO č. AKCE: Zpracování projektové dokumentace - chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina podél silnice 1/35 níže uvedené smluvní strany uzavírají
Číslo smlouvy objednatele Číslo smlouvy zhotovitele SMLOUVA O DÍLO II/432 HODONÍN OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SDRUŽENÍ ZADAVATELŮ Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje sídlem

References: zákona č. 89
 zákona č. 200
 zákona č. 183
 zákona č. 360
 zákona č. 106
 zákona č. 182
 zákona č. 134
 zákona č. 106
 zákona č. 340