Source: http://docplayer.es/398867-Renegociacion-de-concesiones-en-chile.html
Timestamp: 2017-01-24 18:22:11+00:00

Document:
⭐RENEGOCIACIÓN DE CONCESIONES EN CHILE
Download "RENEGOCIACIÓN DE CONCESIONES EN CHILE"
Victoria Miguélez Rodríguez
1 ESTUDIO RENEGOCIACIÓN DE CONCESIONES EN CHILE* Eduardo Engel, Ronald Fischer, Alexander Galetovic y Manuel Hermosilla Este trabajo describe en forma sistemática los montos renegociados en las 50 concesiones cuyos datos han sido publicados por el MOP en su página web. Su principal conclusión es que las renegociaciones son frecuentes y que involucran montos considerables. En promedio, cada concesión ha sido renegociada tres veces, resultando en transferencias a los concesionarios de UF 70,3 millones (unos millones de dólares). El presupuesto original de las obras concesio- EDUARDO ENGEL. Ph. D. en Economía, MIT. Ph. D. en Estadística, Stanford University. Profesor de la Universidad de Yale, investigador (faculty research fellow), National Bureau of Economic Research (NBER). RONALD FISCHER. Ph. D. en Economía, University of Pennsylvania. Profesorinvestigador del Centro de Economía Aplicada (CEA), Depto. Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. ALEXANDER GALETOVIC. Doctor en Economía, Princeton University. Profesor de la Universidad de los Andes e Investigador del Centro de Estudios Públicos. MANUEL HERMOSILLA. Estudiante de doctorado, Northwestem University. * Agradecemos los comentarios y sugerencias de Nicole Nehme y Claudio Seebach. A. Galetovic y R. Fischer agradecen el financiamiento parcial del Instituto Milenio P F, Sistemas Complejos de Ingeniería. A. Galetovic agradece la hospitalidad del Stanford Center for International Development y el financiamiento de la Tinker Foundation. Direcciones: Engel: Fischer: Galetovic: Hermosilla: Estudios Públicos, 113 (verano 2009).2 152 ESTUDIOS PÚBLICOS nadas era de UF 211,6 millones (unos millones de dólares), pero si se consideran los montos adicionales que las empresas recibieron sin mediar un proceso competitivo, el total invertido aumenta en 33%. La ausencia de salvaguardias que aseguren que el interés público está siendo protegido, señalan los autores, hace imperativa una reforma a la Ley de Concesiones que establezca un ente independiente que supervise las renegociaciones. Palabras clave: Renegociaciones bilaterales; comisiones arbitrales; licitación de Demsetz; comportamiento oportunista; asociaciones público-privadas. Clasificación JEL: H54, L91. Recibido: agosto de Aceptado: diciembre de A 1. Introducción y motivación principios de los años noventa las carreteras y aeropuertos de Chile eran precarios, aun para el modesto PIB per cápita de aquel entonces. Quince años más tarde y después de casi millones de dólares invertidos, la situación es muy distinta. Espléndidas carreteras conectan las ciudades de Chile, los aeropuertos son cómodos y modernos y desplazarse por Santiago en automóvil es más fácil, seguro y rápido. El mecanismo utilizado para producir esta renovación de la infraestructura fue la concesión de proyectos a empresas privadas, quienes construyen, operan y mantienen las obras. Qué explica, entonces, que el gobierno haya presentado al Congreso un proyecto que modifica la Ley de Concesiones? Como se demuestra en este artículo, la experiencia muestra que el marco normativo de las concesiones tiene deficiencias, cuyos efectos se han hecho cada vez más notorios. Una reforma de la Ley de Concesiones permitirá reducir los costos que tienen las obras concesionadas, tanto para los usuarios como para el fisco. Antes de describir las principales conclusiones de este estudio, conviene explicar los motivos por los que es apropiado utilizar el mecanismo de concesiones. No se debe a una falta de recursos, ya que durante los últimos quince años el Estado pudo haber financiado las inversiones en infraestructura pública con recursos fiscales. El problema era la falta de capacidad técnica, humana y tecnológica necesaria para ejecutar los proyectos en plazos breves bajo un ministerio que, durante la década de los ochenta, casi no había construido nuevos proyectos de infraestructura carretera. Las concesiones fueron una innovación ingeniosa que permitió construir rápidamente3 E. ENGEL, R. FISCHER, A. GALETOVIC Y M. HERMOSILLA 153 una serie de obras de alta rentabilidad social. A principios de los 90, la urgente necesidad de los proyectos hacía costoso esperar hasta disponer de una ley de concesiones que resolviera todos los problemas que podrían aparecer. Sin embargo, las virtudes del modelo chileno no deberían ocultar sus defectos. Luego de quince años de concesiones, los nuevos proyectos son menos urgentes y su rentabilidad social es más baja y deja menos margen para errores, por lo que es necesario reformar la ley incorporando las lecciones que ha dejado la experiencia con las concesiones existentes. Uno de los principales problemas es la frecuencia de las renegociaciones de los contratos de concesión, tanto para modificar o agregar obras nuevas como, en algunos casos, para pagarle más al concesionario por las obras que éste había comprometido al adjudicarse la concesión. En este trabajo se describen en forma detallada los montos renegociados en las 50 concesiones cuyos datos han sido publicados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en su página web. Nuestro análisis es concluyente en determinar que las renegociaciones son frecuentes y que representan montos considerables. En promedio, cada concesión ha sido renegociada tres veces, y el monto total de las transferencias hacia los concesionarios es de UF 70,3 millones (2.810 millones de dólares) 1. El 83% de este monto corresponde a negociaciones bilaterales entre el MOP y la concesionaria, mientras que el 17% restante resultó de un proceso de conciliación o arbitraje 2. Si se considera que el presupuesto original de las 47 obras concesionadas y no extinguidas 3 era de UF 211,6 millones (8.460 millones de dólares), se concluye que un 25% de los $ millones de dólares invertidos en infraestructura mediante el sistema de concesiones fue agregado después de la adjudicación del proyecto, sin un proceso de licitación competitiva. En algunos tipos de proyectos los montos son mayores; por ejemplo, en las autopistas urbanas el 35% de la inversión total fue el resultado de una negociación bilateral. Las renegociaciones de contratos no son intrínsecamente malas. Es imposible anticipar todas las contingencias que pueden acaecer durante la vida de un contrato de largo plazo como son los de concesión, por lo que es conveniente que exista cierto grado de flexibilidad. Sin embargo, la capacidad ilimitada para renegociar contratos anula las ventajas del proceso com- 1 En este trabajo valoraremos la UF a $ y cada dólar a $ El concepto de renegociación que usamos en este artículo incorpora tanto las renegociaciones bilaterales como las derivadas de sentencias arbitrales o de avenimientos alcanzados en el marco de arbitrajes, ya que en todos estos casos la concesionaria obtiene ingresos al margen de una licitación competitiva. 3 Tres contratos de concesión ya han concluido sus períodos de vigencia.4 154 ESTUDIOS PÚBLICOS petitivo mediante el cual se adjudican las concesiones. En efecto, el proceso competitivo sin la esperanza de renegociar el contrato asegura que la empresa que gana un contrato de concesión obtendrá una rentabilidad normal, dado el riesgo del proyecto. Cuando el proyecto se financia mediante peajes (o por algún otro mecanismo que dependa de la demanda de los usuarios) se adjudicarán aquellos privadamente rentables, lo que asegura que la rentabilidad social también lo sea, y que no se trata de un elefante blanco 4. Aquellos proyectos de concesión que requieren un subsidio del Estado es necesario que sean evaluados socialmente antes de ser aprobados. En ambos casos, el proceso competitivo asegura que el resultado sea un proyecto en que los costos totales (construcción, mantención y operación) sean los mínimos requeridos para ofrecer el servicio. Las renegociaciones de los contratos de concesión alteran el proceso competitivo y, de ser anticipadas, distorsionan las posturas en la licitación, por lo que ya no es posible asegurar que se minimicen los costos 5. En el proceso actual de renegociación de concesiones, la empresa negocia con el MOP la compensación que recibirá por inversiones no contempladas en la licitación sin que exista la posibilidad de que la oferta de la empresa sea superada por la de una empresa alternativa. En ese contexto, el resultado no tiene por qué ser uno que minimice los costos de realizar las obras extraordinarias, y es probable que genere rentas sobrenormales 6. Cómo discriminar entre aquellas renegociaciones justificadas (por ejemplo, un crecimiento de la demanda que requiere de obras adicionales, o nuevos estándares de seguridad en carreteras) y aquellas que se deben a imprevisión del MOP o a malas decisiones del concesionario? Hay varias medidas que deberían reducir este riesgo, devolviéndole al proceso competitivo de adjudicación de concesiones su efectividad. Una es que en caso de modificaciones importantes al contrato original, debería ser posible llamar a una licitación por las obras adicionales, lo que reduciría o eliminaría el incentivo a renegociar, porque su rentabilidad sería la del mercado. Si no es posible licitar, debería haber un panel o comisión independiente que certifique, mediante un proceso transparente para el público, que la renegociación 4 En rigor, un proyecto concesionado podría tener rentabilidad privada positiva y externalidades negativas, determinando una rentabilidad social negativa. Asimismo, el proyecto podría estar sobredimensionado, pero aun tener una rentabilidad social positiva, lo que se puede interpretar como un tipo (débil) de elefante blanco. 5 Como se verá más adelante, la capacidad para renegociar contratos de una empresa puede ser más importante que su eficiencia técnica en la adjudicación del contrato. 6 Si en lugar de negociar obras adicionales se modificara el contrato para pagar más por las obras comprometidas en el contrato original, el caso sería incluso más claro.5 E. ENGEL, R. FISCHER, A. GALETOVIC Y M. HERMOSILLA 155 no da origen a rentas económicas, ni que constituye una expropiación por parte del concesionario. Estas condiciones permitirían asegurar que la empresa no tiene incentivos para renegociar el proyecto. Debido a la mayor transparencia del proceso, el MOP tendría incentivos para ofrecer proyectos más acabados, que no requieran un cúmulo de adaptaciones a los contratos para obtener un proyecto viable. Estos temas, que han sido incorporados en la reforma a la Ley de Concesiones, son los que han generado mayor oposición entre los actuales concesionarios, quienes argumentan que son poco relevantes. Sin embargo, la evidencia indica que el problema de las renegociaciones existe y que se justifica describirlas como excesivas. En efecto, más de la mitad de las renegociaciones y el 83% de los montos fueron el resultado de una negociación bilateral entre el MOP y el concesionario, sin la intervención de terceros externos. Sólo el 17% del monto concedido a los concesionarios fue adjudicado por comisiones conciliatorias o arbitrales. El MOP inicia un alto porcentaje de las renegociaciones bilaterales de contratos (66 de 78) y permanentemente solicita obras adicionales a las pactadas en el contrato de concesión. En las 78 renegociaciones bilaterales se agregaron obras adicionales por UF 34,7 millones (alrededor de millones de dólares), las que fueron costeadas y adjudicadas sin mediar un proceso de licitación competitiva, por lo que es probable que (i) tengan un costo mayor para la sociedad que el que hubiera imperado bajo una licitación competitiva, y (ii) distorsionen el proceso de licitación de la concesión. En ese sentido, es importante observar que una fracción significativa de las renegociaciones y los montos renegociados fueron acordados poco después de adjudicada la concesión. Por ejemplo, si consideramos las concesiones de carreteras, el ítem más importante en el programa de concesiones, la mayor parte de las renegociaciones bilaterales tuvieron lugar antes de la puesta en servicio definitiva (45 de los 63 casos de renegociación bilateral, que corresponden al 78% de los montos concedidos en estos procesos). La evidencia sugiere, por lo tanto, que hay incentivos para descuidar el diseño de los proyectos concesionados. Es cierto que las bases de licitación establecen montos máximos de aumentos de inversión, los que parecen haber sido sobrepasados con frecuencia. En efecto, la Ley de Concesiones dice que Si las bases nada dicen a este respecto, el monto máximo de estas nuevas inversiones no podrá exceder el 15% del monto total de la inversión original efectuada por el concesionario, según el valor definido después de la entrega definitiva de la obra... (Art. 19)6 156 ESTUDIOS PÚBLICOS Más aun, la mayoría de los contratos de concesión impone explícitamente límites máximos de aumentos de inversión, los que típicamente representan entre 5 y 15% del presupuesto oficial en las bases durante el proceso constructivo, y entre 10 y 30% de este presupuesto durante la operación de la concesión. Sin embargo, en las 28 ocasiones en que estos límites se han impuesto y sobrepasado, las inversiones adicionales son varias veces el monto máximo permitido en los contratos. Esto demuestra, entre otros aspectos, que la normativa actual es ineficaz en controlar el monto máximo de las renegociaciones. Un problema adicional de las renegociaciones es que permiten anticipar gastos, endeudando a gobiernos futuros, sin necesidad de pasar por el Congreso. En efecto, es frecuente que el resultado de un proceso de renegociación bilateral incorpore pagos directos del Estado, los que en total representan un 68% del monto total renegociado. Dos tercios de estos desembolsos (y un 65% del total renegociado bilateralmente) serán pagados por cuenta de futuros gobiernos. Asimismo, aquellas renegociaciones que resultan en la extensión temporal de la concesión restringen a los gobiernos en el futuro, reduciendo los ingresos que recibirían por peajes, o limitando su posibilidad para relicitar el proyecto a cambio de nuevas obras o ingresos. Este trabajo también pone en perspectiva el rol limitado que han jugado las comisiones conciliatorias y arbitrales. Éstas han sido usadas para resolver reclamos de los concesionarios por disputas que han surgido en forma posterior a la puesta en servicio definitiva. Por el contrario, las renegociaciones que ocurren antes de la puesta en servicio definitiva son casi exclusivamente bilaterales. Independientemente de sus limitaciones institucionales, las comisiones arbitrales han sido menos proclives a traspasar pagos a gobiernos futuros, pues han resuelto que el 61% de las compensaciones que implican desembolsos debe ser pagado por el gobierno en ejercicio. Es tentador concluir que las comisiones toman el promedio entre las posiciones de las partes (han concedido UF 12,2 millones a los concesionarios, lo que representa poco menos de la mitad de los UF 28,5 millones solicitados por los concesionarios), pero los datos no respaldan esta conclusión, ya que los resultados de las distintas comisiones muestran grandes variaciones. Las comisiones que conocen conflictos en concesiones de aeropuertos han concedido apenas el 2% de lo solicitado, a diferencia de las comisiones que conocen conflictos en concesiones de la Ruta 5, las que han concedido algo más del 80% del monto solicitado por los concesionarios. Esto sugiere que a las distintas comisiones llegan tipos de casos dis7 E. ENGEL, R. FISCHER, A. GALETOVIC Y M. HERMOSILLA 157 tintos y, quizás, que los criterios que se aplican para decidirlos difieren. En todo caso, aunque renegociaciones bilaterales y arbitrajes no son comparables, las comisiones arbitrales o conciliadoras tienen la ventaja de introducir un tercer agente potencialmente independiente de las partes 7. Este trabajo provee un fundamento empírico a los argumentos utilizados para la reforma de la Ley de Concesiones, ya que muestra cómo diversas debilidades de la ley actual han conducido a resultados que no maximizan el bienestar de la sociedad. Nuestro análisis muestra cómo la propuesta de reforma ataca estas debilidades. El resto del trabajo se organiza de la siguiente manera. En la sección 2 describimos someramente el programa de concesiones y las estadísticas básicas de las concesiones. En la sección 3 estimamos cuánto se ha renegociado, en qué forma y cuándo. La sección 4 examina las formas de renegociar y el impacto sobre el presupuesto intertemporal. La sección 5 concluye explicando, a la luz de lo expuesto en las secciones anteriores, por qué es necesaria la nueva ley que envió al Congreso el gobierno durante Al cuerpo principal de este trabajo le siguen dos apéndices. En el apéndice A explicamos por qué nuestra estimación de los montos renegociados excede en un 50% el cálculo hecho por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC): la mitad de esta brecha se debe a que, a diferencia de la CChC, nosotros incorporamos las conciliaciones y arbitrajes dentro de las renegociaciones; la otra mitad se explica por omisiones en el cálculo de la CChC. En el apéndice B describimos los criterios que aplicamos para construir las bases de datos utilizadas en este trabajo a partir de información disponible en la página web del MOP Concesiones 2. Concesiones y renegociaciones Las concesiones de infraestructura comenzaron con el túnel El Melón en Tal como muestra el Cuadro Nº 1, entre 1993 y fines de 2006 se adjudicaron 50 concesiones, principalmente carreteras urbanas e interurba- 7 En todo caso la actual normativa no fortalece la independencia de los miembros de las comisiones al permitir que ante ellas sólo demande la concesionaria; y establecer que quien demanda es quien remunera a la comisión; al no contemplar mecanismos de publicidad de las sentencias; al no asegurar que se trate de árbitros conocedores de las materias involucradas, entre otros aspectos. El proyecto de ley también busca avanzar en estas deficiencias, persiguiendo con ello una mayor independencia de los árbitros.8 158 ESTUDIOS PÚBLICOS CUADRO Nº 1: OBRAS CONCESIONADAS, Carreteras Ruta 5 Autopistas urbanas Cárceles 1. Los Vilos-La Serena [1997, 25] [3, 0] 2. Santiago-Los Vilos [1996, 23] [3, 7] 3. Santiago-Talca [1998, 25] [5, 10] 4. Talca-Chillán [1996, 19] [5, 3] 5. Chillán-Collipulli [1997, 23] [3, 0] 6. Collipulli-Temuco [1998, 25] [4, 1] 7. Temuco-Río Bueno [1997, 25] [3, 1] 8. Río Bueno-Puerto Montt [1997, 25] [2, 2] Carreteras interurbanas 9. Acceso Nor Oriente a Santiago [2003, 40] [0, 0] 10. Acceso Norte a Concepción [1995, 28] [0, 3] 11. Acceso aeropuerto AMB, Santiago [1996, 12] [1, 2] 12. Autopista Santiago-San Antonio [1995, 23] [4, 4] 13. Camino de la Madera [1994, 25] [1, 1] 14. Camino internacional Ruta 60 Ch. [2002, 32] [2, 1] 15. Santiago-Colina-Los Andes [1996, 28] [3, 2] 16. Nogales-Puchuncaví [1995, 22] [1, 2] 17. Santiago-Valparaíso-Viña [1998, 25] [6, 3] 18. Red vial Litoral Central [2000, 30] [1, 2] 19. Ruta interportuaria Talcahuano-Penco [2002, 42] [2, 1] 20. Túnel El Melón [1993, 23] [0, 3] 21. Variante Melipilla [2001, 30] [1, 1] 22. Vespucio-El Salto-Kennedy [2004, 30] [1, 0] 23. Américo Vespucio Nor Poniente [2002, 30] [2, 0] 24. Américo Vespucio Sur [2001, 38] [ 2, 0] 25. Sistema Norte-Sur [2000, 30] [4, 0] 26. Sistema Oriente-Poniente [2000, 30] [5, 0] Otras Concesiones Aeropuertos 27. Arturo Merino Benítez (Santiago) [1997, 15] [2, 9] 28. Carlos Ibáñez del Campo (Punta Arenas) [2000, 9] [1, 0] 29. Carriel Sur (Concepción) [1999, 16] [ 0, 1] 30. Cerro Moreno (Antofagasta) [1999, 10] [1, 1] 31. Chacalluta (Arica) [2004, 15] [1, 0] 32. Diego Aracena (Iquique) [1995, 12] [1, 0] 33. El Loa (Calama) [1997, 12] [1, 0] 34. El Tepual (Puerto Montt) [1995, 12] [2, 0] 35. La Florida (La Serena) [1998, 10] [0, 1] 36. Regional (Copiapó) [2002, 20] [0, 0] 37. Grupo 1 (Iquique, La Serena, Rancagua) [2002, 23] [0, 2] 38. Grupo 2 (Concepción, Antofagasta) 2 [2002, 22] [0, 1] 39. Grupo 3 (Santiago 1, Valdivia, Puerto Montt) [2004, 23] [1, 1] Embalses 40. Convento Viejo [2005, 25] [2, 0] 41. El Bato de Illapel 2 [2001, 30] [0, 3] Transantiago 42. Conexión vial Suiza-Las Rejas [2005, 5] [1, 0] 43. Corredor Av. Santa Rosa [2006, 14] [0, 0] 44. Estación de intercambio La Cisterna [2004, 22] [0, 1] 45. Estación de intercambio Quinta Normal 2 [2004, 24] [1, 1] 46. Estaciones de trasbordo [2006, 15] [0, 0] Infraestructura pública 47. Centro de Justicia de Santiago [2004, 23] [0, 0] 48. Estadio techado Parque O Higgins [2004, 20] [1, 0] 49. Plaza de la Ciudadanía [2004, 30] [1, 0] 50. Puerto terrestre (Los Andes) [2004, 20] [0, 0] Notas: 1 La información junto al nombre de cada proyecto de concesión corresponde a: [año de la adjudicación del proyecto, plazo (en años)], [número de renegociaciones bilaterales, número de acuerdos conciliatorios y fallos arbitrales]. 2 Proyecto extinguido.9 E. ENGEL, R. FISCHER, A. GALETOVIC Y M. HERMOSILLA 159 nas, pero también aeropuertos, embalses, cárceles y la infraestructura para el Transantiago. La primera oleada de concesiones, materializada entre 1993 y 2000, incluyó a buena parte de las carreteras interurbanas. Entre 2000 y 2003 se concesionaron 13 proyectos, entre ellos cuatro de las cinco carreteras urbanas de Santiago y dos de las tres cárceles. La etapa más reciente se inició en 2004 y ha incluido obras de infraestructura pública tales como el Centro de Justicia de Santiago, la Plaza de la Ciudadanía y la infraestructura para el Transantiago. En el Cuadro Nº 2 se aprecia que las carreteras, urbanas e interurbanas, representan la parte fundamental del programa de concesiones: 26 de 50 proyectos y 89% de la inversión materializada. Las carreteras suelen ser concesionadas por plazos más largos que el resto de las concesiones: 26,9 años contra 17,5 años en promedio. CUADRO Nº 2: INVERSIÓN, NÚMERO DE OBRAS CONCESIONADAS Y DURACIÓN PROMEDIO DE LOS CONTRATOS (en UF) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Inversión Total Inversión Fracción Número Fracción Durapresupues- renego- total del de obras del ción tada (en ciado 2 total concesio- total promelas ofertas nadas 3 dio técnicas) 1 (años) 4 Ruta ,33 8 0,16 23,8 Carreteras interurbanas , ,26 26,9 Autopistas urbanas ,33 5 0,1 31,6 Carreteras , ,52 26,9 Aeropuertos , ,2 13,2 Cárceles ,03 3 0,06 22,5 Embalses ,01 2 0,04 27,5 Transantiago ,02 5 0,1 14,7 Infraestructura pública ,02 4 0,08 23,2 Otras concesiones , ,48 17,5 Total o promedio ,4 Notas: 1 No incluye los presupuestos de construcción de los proyectos extinguidos. 2 Incluye el monto renegociado en la extinción de tres obras concesionadas. 3 Incluye tres contratos extinguidos. 4 Los promedios son ponderados por número de obras concesionadas en cada categoría.10 160 ESTUDIOS PÚBLICOS Las concesiones se adjudican mediante licitaciones internacionales. Además, cualquier persona natural o jurídica puede proponerle proyectos al MOP, quien decide si adopta o rechaza el proyecto. La licitación comienza con la presentación de las bases preparadas por el MOP, donde se describen las condiciones técnicas y económicas con las que se hará el proyecto. Usando esta información, las firmas presentan sus ofertas económicas y el MOP elige al concesionario que ejecutará el proyecto. De acuerdo con el artículo 25 de la Ley de Concesiones, el plazo de la concesión se inicia seis meses después de la protocolización ante notario del decreto supremo de adjudicación 8. Una vez adjudicado el proyecto, el concesionario financia y construye la obra y luego la opera; este modelo se conoce como BOT, por build, operate and transfer. Normalmente, las obras concesionadas deben financiarse con pagos directos de los usuarios. Esto no siempre ocurre y a menudo los concesionarios reciben otros ingresos, como por ejemplo subsidios o pagos periódicos del Estado 9. La columna 1 del Cuadro Nº 3 muestra que 28 de los 50 contratos han contemplado algún tipo de subsidio o subvención CUADRO Nº 3: CLÁUSULAS CONTRACTUALES EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN (número de contratos con la característica) (1) (2) (3) (4) (5) Número de Subvención Premios Ingresos Participación obras o subsidio por seguridad mínimos del Estado en concesionadas vial garantizados los ingresos Ruta Carreteras interurbanas Autopistas urbanas Carreteras Aeropuertos Cárceles Infraestructura pública Embalses Infraestructura pública Otras concesiones Total En la práctica, las concesiones usualmente comienzan con algunos meses de retraso. 9 Esto ocurre en el caso de cárceles, plazas, edificios públicos, hospitales e incluso proyectos de infraestructura vial que no son autosustentables con peajes.11 E. ENGEL, R. FISCHER, A. GALETOVIC Y M. HERMOSILLA 161 directa, mientras que 31 de ellas reciben ingresos mínimos garantizados, un tipo de subsidio contingente. Este subsidio da un piso a los ingresos del concesionario y el Estado cubre la diferencia entre los ingresos provenientes de los usuarios y el piso de ingresos. En algunas ocasiones los concesionarios realizan pagos al Estado. Estas transferencias corresponden a remuneraciones por la infraestructura preexistente, o a coparticipación en los ingresos generados por la concesión cuando éstos sobrepasan límites predefinidos. Es interesante notar que en los 28 casos en que el Estado participa en los ingresos de la concesión también otorga un ingreso mínimo garantizado. La intención aparente es que el Estado y el concesionario compartan los riesgos del negocio. Por último, es común que los concesionarios y el MOP renegocien el contrato de concesión original. El resultado usual de estos procesos son pagos adicionales por las obras contratadas originalmente o bien por nuevas obras. El objetivo de este trabajo es describir sistemáticamente esas renegociaciones Renegociaciones La importancia de las renegociaciones. Cuarenta de los cincuenta contratos se han renegociado a lo menos una vez. Tal como lo muestra el Cuadro Nº 4, hasta fines de 2007 se han realizado 148 procesos de renegociación, es decir, un promedio de tres renegociaciones por concesión 10. Las concesiones de la Ruta 5 sobresalen porque, tal como se aprecia en la columna 2, cada contrato se ha renegociado 6,5 veces en promedio. Nótese, además, que las renegociaciones son más frecuentes en carreteras que en el resto de las concesiones (4,3 contra 1,5 renegociaciones). Tal como se muestra en el Cuadro Nº 2, los magnitud de los montos renegociados es considerable: UF 70,3 millones, es decir millones de dólares. Formas de renegociar. Hay dos formas de renegociar los contratos. Primero, el MOP y el concesionario pueden negociar en forma bilateral y, si llegan a acuerdo, el resultado del proceso es un convenio complementario que modifica el contrato de concesión original e indica los montos que una parte debe pagarle a la otra. Segundo, si el MOP y el concesionario no llegan a un acuerdo, la disputa se traslada a una comisión 11. Esta comisión 10 La suma de los términos que aparecen en el segundo paréntesis del Cuadro Nº 1 indica el número de veces que se ha renegociado cada concesión. 11 Cada concesión tiene una comisión que la acompaña durante la vida del contrato.12 162 ESTUDIOS PÚBLICOS CUADRO Nº 4: QUIÉN INICIA LAS RENEGOCIACIONES? (número de renegociaciones con la característica) (1) (2) (3) (4) Número Renego- Renegociaciones Conciliaciones de ciaciones bilaterales y arbitrajes con- por tratos concesión MOP SC Ambos Total MOP SC Ambos Total o o ambiguo ambiguo Ruta 5 8 6, Carreteras interurbanas 13 3, Autopistas urbanas 5 2, Carreteras 26 4, Aeropuertos 10 2, Cárceles 3 1, Embalses 4 1, Transantiago 5 0, Infraestructura pública 2 1, Otras concesiones 24 1, Total intenta una conciliación entre las partes y, si fracasa, ejerce la función de árbitro entre sus posiciones 12. Las columnas 2 y 4 del Cuadro Nº 4 muestran que el 53% de las renegociaciones (78 de las 148) fueron bilaterales. Sin embargo, si se consideran los montos transferidos, las negociaciones bilaterales son bastante más importantes, pues de los UF 70,3 millones concedidos en renegociaciones, UF 58,1 millones (el 83%) han sido convenidos mediante acuerdos bilaterales; sólo UF 12,2 millones han sido concedidos a los concesionarios mediante conciliaciones y arbitrajes. La columna 3 del Cuadro Nº 4 indica que 66 de las 78 negociaciones bilaterales (84,6%) fueron iniciadas por el MOP 13. En el caso de las concilia- 12 La Ley de Concesiones establece que los fallos no se pueden reclamar ante la Corte de Apelaciones. Por eso es que sólo cabe interponer el recurso de queja, el que habitualmente no se ha acogido por las Cortes de Apelaciones, pues supone acreditar ante ellas grave falta o abuso en el actuar de las comisiones. 13 Algunos participantes de la industria han indicado que esto no necesariamente indica que el MOP siempre acude al concesionario con la primera propuesta. Según ellos, en ocasiones es el concesionario quien propone renegociar el contrato, pero en conjunto con el MOP acuerdan que este último asumirá oficialmente la responsabilidad de haber iniciado la renegociación.13 E. ENGEL, R. FISCHER, A. GALETOVIC Y M. HERMOSILLA 163 ciones y arbitrajes, en cambio, la ley establece que sólo las concesionarias pueden iniciar estos procesos. En consecuencia, cada vez que el MOP inicia el proceso de renegociación, éste no es revisado por terceros. De qué tratan las renegociaciones bilaterales? El Cuadro Nº 5 clasifica las causas de las 74 renegociaciones bilaterales en cuatro categorías. El CUADRO Nº 5: CAUSAS DE LAS RENEGOCIACIONES BILATERALES 1 (número de renegociaciones con la característica) (1) (2) (3) (4) (5) Número de Nuevas obras Cambio Estipula- Indemnizarenegocia- o modifica- en crono- ciones ciones de ciones ciones al gramas 3 del contrato perjuicios bilaterales proyecto de concesión 4 asumidos original 2 por el concesionario 5 Ruta Carreteras interurbanas Autopistas urbanas Carreteras Aeropuertos Cárceles Embalses Transantiago Infraestructura pública Otras concesiones Total Notas: 1 En general, una renegociación bilateral modifica varias dimensiones del contrato original. Cada columna muestra el número de renegociaciones bilaterales en que se modifica la dimensión respectiva. 2 Se incluyen agregaciones, modificaciones o disminuciones de obras, cambios de trazado, ampliaciones e incorporaciones de servicios. También se incluyen las modificaciones hechas en virtud de alguna resolución de la Dirección General de Obras Públicas (DGOP) y de las que se da cuenta en el respectivo convenio complementario. 3 Se entiende que hubo cambio de cronograma si se modifican fechas y plazos de los períodos de construcción, puestas en servicio provisorias y definitivas, de presentación de estudios o de inicio de cobros. 4 Todos aquellos casos en que se modifica cualquiera de los acuerdos contractuales vigentes, sea el contrato original o lo acordado en una renegociación previa. Ejemplos de modificaciones son cambios del área de concesión, precisiones de cláusulas contractuales o cambios temporales o definitivos de tarifas. 5 Se incluyen todos aquellos casos en que el MOP compensa a la firma por eventos no imputables a su gestión, tales como atrasos y por demoras en las expropiaciones, menores ingresos por postergación de la puesta en servicio o menores ingresos por la relocalización de peajes. Se incluyen los casos en que el MOP concede el monto de compensación diario (MCD), aunque el convenio no valore la transferencia hecha. No se incluyen aquellos casos en que se compensa por extinción de contrato ni las compensaciones por adelantamiento de obras.14 164 ESTUDIOS PÚBLICOS motivo más frecuente (70 de las 78 renegociaciones) es la modificación de las obras originalmente contratadas, o ejecutar obras adicionales. Así, por ejemplo, en el caso de las concesiones de carreteras es común observar que se agregan pasarelas, enlaces, defensas o calles de servicio. Cuando se trata de concesiones de autopistas urbanas, se renegocia para cambiar su trazado, extender las carreteras o construir puentes y defensas fluviales adicionales. Y, cuando se trata de aeropuertos, algunos convenios complementarios han tenido por finalidad agregar servicios no relacionados directamente con el giro. Tal como se aprecia en la columna 3 del Cuadro Nº 5, también se renegocia para cambiar el cronograma de obras o la fecha de puesta en servicio. Este motivo se cita en 27 de las 78 renegociaciones bilaterales. A veces, las obras se atrasan, generalmente por demoras en las expropiaciones. En otras ocasiones las partes acuerdan adelantar la puesta en servicio o modificar la fecha de inicio del cobro de peajes. Otro motivo para renegociar es la definición de aspectos que no estaban claros en las condiciones del contrato original. La columna 4 del Cuadro Nº 5 muestra que 48 de las 78 renegociaciones bilaterales incluyen cláusulas de esta índole. En esta categoría están modificaciones del área de concesión, cambios de la metodología de cobro o de la estructura tarifaria, o precisiones sobre incisos del contrato de concesión o de convenios complementarios anteriores. Finalmente, tal como se muestra en la columna 5, en 29 de las 78 renegociaciones se ha discutido sobre el monto de las indemnizaciones por perjuicios sufridos por el concesionario debidos a causas que, según éste, no son atribuibles a su gestión. El Cuadro Nº 6 muestra de qué tratan los conflictos que han debido conocer las comisiones conciliadoras y arbitrales. En muchos casos, la concesionaria exige ser compensada por perjuicios debidos a eventos que supuestamente no están bajo su control y que encarecen el proyecto original. En 13 casos se ha solicitado compensación por obras necesarias para completar el proyecto original, pero que no estaban incluidas en el proyecto definitivo referencial de ingeniería (columna 2); en diez casos, por costos no anticipados (columna 3), y en siete casos por retrasos en la entrega de terrenos (columna 4). Las concesionarias también acuden a la comisión cuando surgen diferencias al interpretar las cláusulas del contrato de concesión. Los aspectos financieros (columna 5) han aparecido en seis demandas y otros aspectos contractuales (columna 6) en 17 ocasiones. Los conflictos de este tipo tienen causas diversas. Por ejemplo, las comisiones han resuelto disputas15 E. ENGEL, R. FISCHER, A. GALETOVIC Y M. HERMOSILLA 165 CUADRO Nº 6: CAUSAS DE LAS CONCILIACIONES Y ARBITRAJES (número de renegociaciones con la característica) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Número Obras Costos Atrasos Aspectos Otros Exigen- Revoca- Extinde adicio- mayores de la financie- aspec- cias de ción ción concilia- nales 2 que los entrega ros del tos del plazo de de la ciones y origi- de con- con- multas concearbitrajes 1 nales 3 terrenos trato 4 trato 5 sión Ruta Carreteras interurbanas Autopistas urbanas Carreteras Aeropuertos Cárceles Embalses Transantiago Infraestructura pública Otras concesiones Total o promedio Notas: 1 Existen varias actas de conciliación y fallos arbitrales a los cuales no se les puede asignar categoría. 2 En general, las sociedades concesionarias exigen compensación por haber realizado obras necesarias para el proyecto pero que no estaban incluidas en el proyecto referencial de ingeniería definitivo. 3 Incluye a varios tipos de sobrecostos, por ejemplo geológicos (v. gr., aquellos que se alegaron en la construcción del túnel El Melón, aduciendo que la perforación había sido más difícil que lo anticipado), aquellos causados por inclemencias del tiempo que demoran la obra, o defectos de las especificaciones de las bases técnicas. 4 Incluye el pago de intereses por montos adeudados, el reparto de los ingresos durante períodos de servicio parcial, compensaciones por montos mal registrados y exigencias de compensación por crecimiento del tráfico menor que el esperado. 5 En general, se refiere a temas relacionados con la definición de exclusividad de la concesión. Por ejemplo, la concesionaria SCL del aeropuerto Arturo Merino Benítez demandó al MOP porque la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) arrendó terrenos para instalar antenas de telefonía. SCL argumentó que este contrato entre las empresas de telefonía y la DGAC infringía sus derechos adquiridos en virtud de la exclusividad de la concesión. 6 Las diez demandas fueron interpuestas por la sociedad concesionaria SCL del aeropuerto Arturo Merino Benítez el 5 de mayo de 2004.16 166 ESTUDIOS PÚBLICOS sobre cómo precisar el área de concesión, cuál es el ámbito de la exclusividad de la operación en el área de concesión, la relación con entidades fiscales (v. gr., las concesionarias de aeropuertos con la Dirección General de Aeronáutica Civil) o los procedimientos a seguir en determinadas circunstancias. Por último, tal como se aprecia en la columna 8, en 14 demandas la comisión se pronunció sobre multas. En 14 ocasiones los concesionarios han pedido rebajar o eliminar una multa impuesta por el MOP, y en una ocasión el MOP entabló una demanda para pedir una multa por incumplimiento de contrato (que es el único caso por el que el MOP puede demandar, de acuerdo a la Ley de Concesiones) 14. Tal como se aprecia en las primeras dos columnas del Cuadro Nº 7, de los 70 casos que han sido conocidos por comisiones, 32 han terminado CUADRO Nº 7: DEMANDAS INTERPUESTAS ANTE COMISIONES (en UF) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Fallos Concilia- Monto Monto Monto Total Total arbitrales ciones demandado 2-3 concedido concedido concedido concedido en con- en arbi- al conce- al ciliación traje sionario 4 MOP Ruta Carreteras interurbanas Autopistas urbanas Carreteras Aeropuertos Cárceles Embalses Transantiago Infraestructura pública Otras concesiones Total o promedio Notas: 1 Todas las demandas salvo una fueron interpuestas por las sociedades concesionarias. La única demanda interpuesta por el MOP (en la concesión del tramo Santiago-Los Vilos de la Ruta 5) no fue acogida por la comisión conciliadora. 2 Cuando fue necesario se usó la conversión UTM 1 = UF 1,75. 3 De este total, sólo UF fue demandado por el MOP (esta demanda no fue acogida y nada le fue concedido al MOP). 4 Incluye disminuciones de multas, por UF Corresponde a la demanda interpuesta por el MOP en contra de Tribasa, concesionaria del tramo Santiago-Los Vilos de la Ruta 5, el 5 de octubre de La demanda no fue acogida.17 E. ENGEL, R. FISCHER, A. GALETOVIC Y M. HERMOSILLA 167 con una conciliación y 38 con un fallo arbitral. El monto total demandado por las concesionarias sumó UF 28,5 millones (unos millones de dólares), pero las comisiones concedieron sólo UF 12,2 millones (unos 490 millones de dólares). Una interpretación posible es que las concesionarias hacen peticiones exageradas (especialmente en el caso de carreteras interurbanas) y que las comisiones conceden montos más razonables. Sea como sea, esto sugiere que en una renegociación es razonable esperar diferencias de opinión considerables y resalta una de las virtudes de que un tercero distinto del MOP y del concesionario decida. Por lo mismo, es razonable conjeturar que en las renegociaciones bilaterales en que el MOP pide obras adicionales seguramente paga bastante más que el precio competitivo. En este sentido, es sugerente que las comisiones no hayan conocido demandas que envuelvan a una autopista urbana, precisamente aquellas carreteras que, por lejos, registran el mayor aumento de inversión relativo al presupuesto oficial estimado originalmente. Es tentador concluir que las comisiones promedian (los UF 12,2 millones concedidos son poco menos que la mitad de los UF 28,5 millones solicitados por los concesionarios), pero los datos no respaldan tal conclusión. En efecto, el porcentaje de lo pedido por los concesionarios y concedido por las comisiones arbitrales varía bastante entre comisiones. En un extremo, las comisiones que conocen conflictos en concesiones de aeropuertos han concedido apenas el 2% de lo solicitado, mientras que, en el otro extremo, aquellas que conocen conflictos en concesiones de la Ruta 5 han concedido cerca del 87% de lo solicitado. Esto sugiere que hay diferencias importantes entre los casos que llegan a las distintas comisiones y, quizás, en los criterios para decidirlos. Por ejemplo, en concesiones de aeropuertos más bien se trata de conflictos sobre la interpretación de los contratos, mientras que en las de carreteras son más comunes los conflictos por el monto de obras adicionales. 3. Cuánto, qué y cuándo se ha renegociado 3.1. Contabilidad: qué estamos midiendo? El objetivo de este trabajo es cuantificar los montos renegociados en las concesiones de infraestructura y relacionarlos con los montos invertidos y aquellos originalmente proyectados. El monto total invertido por el concesionario en el proyecto i-ésimo se puede descomponer en tres categorías. Primero, el costo inicial del proyecto originalmente pactado y estimado por el concesionario, K i, más los18 168 ESTUDIOS PÚBLICOS sobrecostos S i, definidos como los costos no anticipados que aparecen al construir la obra originalmente acordada. Estos costos corresponden a los incurridos para cumplir con el proyecto según el contrato original. Por ejemplo, si se trata de un túnel, K i es el monto del presupuesto original y S i sería el sobrecosto debido a una calidad de la roca peor que la esperada. Los sobrecostos no son el único componente renegociado. Es frecuente que el resultado de las renegociaciones incluya obras adicionales a las contempladas en el proyecto original. En ocasiones son obras que, si bien no estaban contempladas en el proyecto original, son requeridas para que el proyecto de infraestructura cumpla con su función. A este tipo de inversiones omitidas en el contrato original denotaremos O i. Finalmente, se debe considerar el caso en que el concesionario y el MOP acuerdan obras que no están contempladas en el proyecto original y que tampoco son necesarias para que éste cumpla su función. Por ejemplo, a algunos concesionarios de autopistas urbanas se les pidió que construyeran colectores de lluvias. Estas obras, aunque pueden ser socialmente rentables, no eran necesarias para que las autopistas cumplieran su función. A este tipo de obras adicionales las denotaremos por A i. De lo anterior se sigue que el costo total del proyecto i es K i + S i + O i + A i. (1) Ahora bien, estas cantidades no son observables, pues sólo las conoce el concesionario. Sin embargo, en las bases de licitación el MOP reporta k i, una estimación del costo de la obra, donde utilizamos letras minúsculas para denotar la estimación de la variable denotada por la letra mayúscula correspondiente. Asimismo, los convenios complementarios describen los mayores ingresos concedidos al concesionario como resultado de renegociaciones. Las categorías que justifican estos mayores ingresos son diversas, pero en principio se pueden clasificar en las tres categorías ya discutidas: sobrecostos del proyecto original (s i ); pagos por costos y obras adicionales necesarias para el proyecto original (o i ); y pagos por obras adicionales no relacionadas con el proyecto original (a i ). Aunque idealmente desearíamos distinguir sistemáticamente entre las categorías de inversiones no contempladas en el contrato original que realiza el concesionario, la lectura de los convenios complementarios no permite separar en todos los casos las debidas a obras adicionales requeridas por el proyecto (o i ) de las obras adicionales que no son requeridas por éste (a i ). En efecto, generalmente se puede determinar si el monto adicional que recibirá el concesionario corresponde a una mayor remuneración por lo originalmente acordado (s i ) o bien por obras nuevas. Pero no es posible19 E. ENGEL, R. FISCHER, A. GALETOVIC Y M. HERMOSILLA 169 saber si las obras adicionales acordadas eran necesarias para el proyecto original o corresponden a nuevas obras propuestas por el MOP o el concesionario después de adjudicada la concesión. Por eso, en lo que sigue reportaremos la suma o i + a i y una serie de pagos que se pueden atribuir a si. La estimación del monto total renegociado entonces es r i s i + o i + a i. (2) Como se verá más adelante, la suma o i + a i es, lejos, el principal componente de los montos renegociados. Ahora bien, en lo que sigue denominaremos el monto total invertido en el proyecto i-ésimo, según las estimaciones del MOP, a la suma k i + r i, (3) y k Σ i r i al monto total renegociado en todos los proyectos. Como se puede apreciar en la columna 2 del Cuadro Nº 2, r asciende a UF 70,3 millones, mientras que la suma de los montos estimados originalmente para todos los proyectos (k Σ i k i ) es de UF 211,6 millones. Por supuesto, en rigor no se trata del monto total invertido sino de una estimación, ya que este valor corresponde al monto no observable descrito por (1). Pese a sus deficiencias debidas a la no observabilidad de los montos efectivamente invertidos, la suma (3) permite calcular dos indicadores interesantes. El primero es el porcentaje del monto total invertido que se acordó en renegociaciones, es decir, la razón r k+r. (4) El segundo indica el aumento porcentual del costo de las concesiones, la razón r (5) k. Obviamente, r incluye obras adicionales no contempladas en el proyecto original. Por lo tanto, la razón (4) no es un indicador del sobrecosto sobre las obras originales. Sin embargo, se trata de un indicador relevante, ya que una de las principales justificaciones de las concesiones de infraestructura es que el monto que pagarán los consumidores y los contribuyentes se determina mediante licitaciones competitivas. Si buena parte de la remuneración del concesionario se determina mediante renegociaciones, se20 170 ESTUDIOS PÚBLICOS puede suponer que el valor de las obras adicionales es superior a su precio en un mercado competitivo. Lo cual justifica concluir que el test de mercado del valor de un proyecto, supuestamente una de las principales virtudes se una licitación, se debilita Cuánto se ha renegociado? En las columnas 1 y 2 del Cuadro Nº 8 se muestran dos indicadores del costo total presupuestado de construcción de las 50 concesiones: el presupuesto total estimado por el MOP en las bases de licitación y el presupuesto presentado en las ofertas técnicas 15. A este último lo denotamos anteriormente por k i. La columna 5 muestra el total renegociado, r i. Las ofertas técnicas suman UF 211,6 millones (unos millones de dólares) y el total renegociado UF 70,3 millones 16 (unos millones de dólares). Así, tal como se aprecia en la columna 8, que reporta la razón (4), el 25% de los UF 282 millones invertidos por los concesionarios es el resultado de una renegociación. O, visto en forma alternativa, tal como se aprecia en la columna 7 que reporta la razón (5), a las obras concesionadas se les han agregado montos equivalentes al 33% de la inversión originalmente estimada por las ofertas técnicas. No todas las concesiones se renegocian con igual intensidad. Por ejemplo, con la excepción de las cárceles, las carreteras tienen porcentajes mayores que otros tipos de obras: tal como se puede apreciar en la columna 8 del Cuadro Nº 8, algo más de un cuarto de lo invertido en carreteras (26%) fue agregado en renegociaciones, mientras que el porcentaje para el resto de las concesiones es sólo 17%. Al interior del sector carreteras, las renegociaciones de las autopistas urbanas promedian un 35%, proporción bastante mayor que el 23% de la Ruta 5 y el 17% de las carreteras interurbanas. Se ha alegado que la mayor intensidad de las renegociaciones de autopistas urbanas obedece a que construir en una ciudad es más azaroso que hacerlo en zonas rurales. Además se señala que una parte del monto renegociado corresponde a mayores costos por obras tales como el metro o la construcción de colectores de lluvias, solicitados por el MOP, pero que no tienen relación con el proyecto original (la categoría a i definida más arriba). Sin embargo, el punto relevante es otro, a saber, que el 35% de lo invertido para construir las autopistas urbanas y las obras anexas se deci- 15 Estos presupuestos de construcción no incluyen los tres proyectos extinguidos. 16 Este monto incluye las compensaciones realizadas para la extinción de tres contratos de concesión. Mostrar más
EXPERIENCIA CHILENA EN CONCESIONES AEROPORTUARIAS CLAUDIA CARVALLO M. ARQUITECTO DEPARTAMENTO COORDINADOR DE CONCESIONES DIRECCIÓN NACIONAL DE AEROPUERTOS MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS CHILE DICIEMBRE 2008 Más detalles FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2012
FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2012 MINISTERIO MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS PARTIDA 12 SERVICIO ADMINISTRACION SISTEMAS DE CONCESIONES CAPÍTULO 02 Producto Estratégico al que se Vincula Servicios Más detalles SISTEMA DE CONCESIONES DE OBRAS PUBLICAS: UNA POLÍTICA PÚBLICA EXITOSA
SISTEMA DE CONCESIONES DE OBRAS PUBLICAS: UNA POLÍTICA PÚBLICA EXITOSA Alianza Público Privada Juan Carlos Latorre C. Ingeniero Civil U de Ch. Ex Subsecretario de Obras Públicas Octubre 2015 UN POCO DE Más detalles EXPERIENCIA DE LA ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA EN CHILE LEONEL E. VIVALLOS MEDINA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS REPÚBLICA DE CHILE
EXPERIENCIA DE LA ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA EN CHILE LEONEL E. VIVALLOS MEDINA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS REPÚBLICA DE CHILE EL SALVADOR, Diciembre 2006 Agenda Contexto y Origen del Sistema Marco Jurídico Más detalles Infraestructura y Concesiones en Chile. Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública A.G.
Infraestructura y Concesiones en Chile Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública A.G. abril 2014 Contenidos Sistema de Concesiones Estructura Institucional Inversión en Concesiones Más detalles Visión de la industria: Infraestructura Vial y Aeropuertos
Visión de la industria: Infraestructura Vial y Aeropuertos Balance de la Gestión - El sistema de concesiones chileno es un ejemplo destacado a nivel mundial. - Desde sus inicios hace 16 años hasta agosto Más detalles Satisfacción y Calidad de Servicio Percibida en Aeropuertos Concesionados
Satisfacción y Calidad de Servicio Percibida en Aeropuertos Concesionados Subcomponente de Estándares de Servicio Programa Modernización Departamento de Estudios - DGOP Para qué conocer la Satisfacción Más detalles SEMINARIO TRANSPORTE Y POLÍTICA AÉREA Regulación Aeroportuaria y Control de Calidad
SEMINARIO TRANSPORTE Y POLÍTICA AÉREA Regulación Aeroportuaria y Control de Calidad Boris Olguín Morales Director Nacional de Aeropuertos Santiago, 16 de junio de 2015 CONTEXTO GENERAL La Presidenta, Michelle Más detalles CHILE - Concesiones de Obras Publicas Ministerio de Obras Públicas (MOP)
CHILE - Concesiones de Obras Publicas Ministerio de (MOP) Carlos Plass W. Coordinador de Concesiones Ministerio de 30 de Abril 2013 Necesidades múltiples, recursos escasos Hasta comienzos de los años 90, Más detalles BALANCE DE GESTIÓN INTEGRAL AÑO 2011 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS COORDINACIÓN DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS
Balance de Gestión Integral Año 2011 BALANCE DE GESTIÓN INTEGRAL AÑO 2011 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS COORDINACIÓN DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS Merced Nº753 Piso 7, 449-7000 www.concesiones.cl Í n Más detalles Seminario de Inversión en Concesiones de Obras Públicas. José Manuel Camposano Presidente Asociación de Aseguradores de Chile A.G.
Seminario de Inversión en Concesiones de Obras Públicas José Manuel Camposano Presidente Asociación de Aseguradores de Chile A.G. Mercado Asegurador Chileno Prima Directa en MM USD, Año 2013 Vida USD 534 Más detalles Presentación Resultados Estudio de evaluación de calidad de servicio y satisfacción de usuarios de aeropuertos concesionados
Presentación Resultados Estudio de evaluación de calidad de servicio y satisfacción de usuarios de aeropuertos concesionados 1. Antecedentes El MOP ha decidido medir introducir estándares de calidad de Más detalles Una oportunidad para invertir en tiempos de crisis
Sistema de concesiones en Chile: Una oportunidad para invertir en tiempos de crisis Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos Enero 2009 Mauricio Gatica Gerente General Rutas del Pacífico Asociación de Más detalles DESARROLLO DE CONCESIONES EN CHILE
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS CONSULTORAS DE INGENIERÍA DE CHILE A.G. DESARROLLO DE CONCESIONES EN CHILE RENÉ URETA Q. Presidente FEPAC Abril 2012 www.aic.cl DESARROLLO PAÍS El desarrollo que presentaba el país Más detalles I. PERFIL DE SELECCIÓN
I. PERFIL DE SELECCIÓN Fecha aprobación por parte del Consejo de Alta Dirección Pública: 17-05 - 2011 Representante del Consejo de Alta Dirección Pública: Eduardo Moyano JEFE/A DIVISION DE CONTROL DE GESTION Más detalles LAS MATERIAS PENDIENTES EN INFRAESTRUCTURA. Francisco Javier García Holtz Abril 2014
LAS MATERIAS PENDIENTES EN INFRAESTRUCTURA Francisco Javier García Holtz Abril 2014 MMUS$ AUMENTO DE ACTIVOS COMPAÑIAS SEGUROS VIDA 38.718 41.187 43.296 45.385 49.300 2009 2010 2011 2012 2013 INVERSIÓN Más detalles MODELO AEROPORTUARIO SCL. Concesión Aeropuerto Internacional de Santiago
MODELO AEROPORTUARIO SCL Concesión Aeropuerto Internacional de Santiago Marco Institucional Definición del Sistema de Concesiones en Chile -Alianza Público Privada en la cual la empresa privada invierte Más detalles CONCESIONES: LO BUENO, LO MALO Y LO FEO
CONCESIONES: LO BUENO, LO MALO Y LO FEO Leonardo Daneri J. 9 de Mayo de 2007 Lo Bueno: Las Concesiones como Sistema LO BUENO: LAS CONCESIONES COMO SISTEMA Tienen claras ventajas económicas sobre otros Más detalles CONVENIO SOBRE GARANTIAS DE INVERSION. El Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno de la República de China.
CONVENIO SOBRE GARANTIAS DE INVERSION El Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno de la República de China. Deseando crear condiciones favorables a los inversionistas de cualquiera de las Partes Más detalles RESPUESTAS A PREGUNTAS REALIZADAS PARA LA SOLICITUD DE PROPUESTA 234
S A PREGUNTAS REALIZADAS PARA LA SOLICITUD DE PROPUESTA 234 En relación a la solicitud de propuesta SDP-334-2009 enviada con fecha 09 de diciembre de 2009 por Servicios de Auditoría para proyectos de ejecución Más detalles CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA División de Infraestructura y Regulación Subdivisión Jurídica DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA División de Infraestructura y Subdivisión Jurídica DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Normativa Aplicable Concepto de Obra Pública y Contrato de Obra Pública Procedimientos Más detalles ANÁLISIS DEL SUBSIDIO AL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO TRANSANTIAGO Informe Final. Resumen ejecutivo
ANÁLISIS DEL SUBSIDIO AL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO TRANSANTIAGO Informe Final ABRIL 2015 Minuta técnica Resumen ejecutivo Transantiago cuenta con subsidio estatal aprobado por la Ley Más detalles CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALIDAD DE VITACURA INFOCORP CHILE S.A.
DIRECCIÓN ASESORÍA JURÍD A MUNICIPAL (511 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALIDAD DE VITACURA Y INFOCORP CHILE S.A. En Santiago, a 09 de Diciembre de 2011, entre la Municipalidad de Vitacura, Más detalles ANEXO 6: INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
ANEXO 6: INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA 1 Concesión Terminal de Pasajeros Aeropuerto Chacalluta de Arica, I Región Agosto de 2009 Informe Ejecutivo Concesión Terminal de Pasajeros Aeropuerto Chacalluta Más detalles Tratamiento tributario de las indemnizaciones por años de servicio (IAS)
Tratamiento tributario de las indemnizaciones por años de servicio (IAS) 1. Indemnizaciones por contrato individual o voluntarias El artículo 20º de la Ley Nº 19.010 (art. 178º del Cód. del Trabajo), en Más detalles Ministerio de Hacienda. LEY N 20.544 (Publicada en el D.O. de 22 de octubre de 2011) REGULA EL TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LOS INSTRUMENTOS DERIVADOS
Ministerio de Hacienda LEY N 20.544 (Publicada en el D.O. de 22 de octubre de 2011) REGULA EL TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LOS INSTRUMENTOS DERIVADOS Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado Más detalles SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS
Capítulo 3 SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS La cuestión prioritaria es resolver las diferencias, no dictar sentencia 1. Una contribución excepcional El procedimiento de solución de diferencias es la piedra angular Más detalles Cárceles Concesionadas: Revitalizando el Modelo
ISSN 0717-1528 Cárceles Concesionadas: Revitalizando el Modelo La construcción de cuatro nuevas cárceles para el país es muy importante, dado que con ello es posible hacer frente a los altos niveles de Más detalles CHILE COMO PLATAFORMA DE INVERSIONES EN LATINOAMERICA
PARTICIPACIÓN PRIVADA EN INFRAESTRUCTURA FUNDACIÓN EUROAMERICA FORO CHILE UNION EUROPEA SANTIAGO, 27 DE FEBRERO DE 2.005 CHILE COMO PLATAFORMA DE INVERSIONES EN LATINOAMERICA LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN Más detalles Informe Jurídico. Modificación Crédito Especial IVA Circular N 39 S.I.I. RESUMEN EJECUTIVO
Informe Jurídico 9j u l i o 2 0 0 9 RESUMEN EJECUTIVO Modificación Crédito Especial IVA Circular N 39 S.I.I. 1. Los contratos generales de construcción, que no sean por administración, de inmuebles destinados Más detalles PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN GESTIÓN DE CONTRATOS Y CONTROVERSIAS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN GESTIÓN DE CONTRATOS Y CONTROVERSIAS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS 1.0 Bienvenida al curso Estimados Socios: Carlos Zeppelin Hermosilla Presidente CDT Corporación de Desarrollo Más detalles www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
Tipo Norma :Decreto 345 Fecha Publicación :27-12-2010 Fecha Promulgación :06-09-2010 Organismo Título :MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS :APRUEBA CONVENIO AD-REFERÉNDUM Nº2 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA OBRA Más detalles El desahucio empezará a correr al mismo tiempo que el próximo período.
EL DESAHUCIO Establece el artículo 1.951 del Código Civil: Si no se ha fijado tiempo para la duración del arriendo, o si el tiempo no es determinado por el servicio especial a que se destina la cosa arrendada Más detalles EL PLAZO EN LOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS
EL PLAZO EN LOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS Gonzalo García Lamas Abogado Fiscal Regional de Obras Públicas Región de Valparaíso Abril de 2013 I.- INTRODUCCIÓN Un elemento esencial e importante en los contratos Más detalles II Seminario de la Red de Sistemas Nacionales de Inversión Pública Puebla 2012
Fernando Cartes Mena Consultor CEPAL Evaluación social de proyectos y APP II Seminario de la Red de Sistemas Nacionales de Inversión Pública Puebla 2012 Contenidos: APP: Conceptos preliminares Beneficios Más detalles LAUDO ARBITRAL DE DERECHO
EXPEDIENTE : 152-2007 DEMANDANTE : CONSTRUSYSTEM PIRAMIDE CUVA SAC. DEMANDADO : GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN ÁRBITRO : DR. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ FLORES LAUDO ARBITRAL DE Más detalles INDICE INTRODUCCIÓN: EL CONSORCIO MADROÑO...2 OBJETO Y VIGENCIA...2 ÁMBITO DE APLICACIÓN...3 PRINCIPIOS GENERALES...3 ÓRGANO DE CONTRATACIÓN...
INDICE INTRODUCCIÓN: EL CONSORCIO MADROÑO...2 OBJETO Y VIGENCIA...2 ÁMBITO DE APLICACIÓN...3 PRINCIPIOS GENERALES...3 ÓRGANO DE CONTRATACIÓN...4 PERFIL DEL CONTRATANTE...4 PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN...5 Más detalles sardecisión de la Cámara de Resolución de Disputas
sardecisión de la Cámara de Resolución de Disputas tomada en Zúrich, el 25 de septiembre de 2014, integrada por: sobre la controversia planteada por el jugador, Jugador O, de pais A, en adelante, el demandante Más detalles a) Posibilidad de aplicación del art. 102 del RDL 2/2000 a la suspensión solicitada, b) Repercusión que la actual situación del mercado.
Informe 40/08, de 29 de enero de 2009. «Determinación de si una vez adjudicado un contrato administrativo es susceptible de suspenderse la ejecución del mismo a solicitud del adjudicatario» Clasificaciones Más detalles Cláusula 17 Cesiones...8 Cláusula 18 - Indemnidad...8 Cláusula 19 Caso Fortuito y Fuerza Mayor...8 Cláusula 20 Solución de Controversias...
Colombia Compra Eficiente tiene como función diseñar e implementar documentos estandarizados y especializados por tipo de bienes, obras o servicios que se requieran por los partícipes del sistema de compras Más detalles Autopista del Maipo Sociedad Concesionaria S.A. Junio 2009
Autopista del Maipo Sociedad Concesionaria S.A. Junio 2009 Categoría de Riesgo y Contacto Tipo de Instrumento Categoría Contactos Línea de Bonos Tendencia A Estable Gerente a Cargo Analista Teléfono Fax Más detalles EXPERIENCIA PROFESIONAL EDIFICIOS DE TRANSPORTE AGOSTO 2008
EXPERIENCIA PROFESIONAL EDIFICIOS DE TRANSPORTE AGOSTO 2008 www.montealegre-beach-arquitectos.cl LOS CONQUISTADORES 1929 FONOS 232 7641 FAX 231 5171 e-mail: info@montealegre-beach-arquitectos.cl Edificios Más detalles DECRETO LEGISLATIVO Nº 1012
DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA LEY MARCO DE ASOCIACIONES PÚBLICO - PRIVADAS PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO PRODUCTIVO Y DICTA NORMAS PARA LA AGILIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA Más detalles En Santiago de Chile, a de de 20, entre, por una parte, BOLSA LIMITADA, Rol Único Tributario Nº 96.535.720-3, inscripción en el
En Santiago de Chile, a de de 20, entre, por una parte, BBVA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA, Rol Único Tributario Nº 96.535.720-3, inscripción en el Registro de Corredores de Bolsa N 0128, representado por Más detalles Sistema BIM en obras públicas concesionadas. Rodrigo Lefever
2do Congreso Latinoamericano «BIM LATAM 2015» 11 de noviembre de 2015 Sistema BIM en obras públicas concesionadas Rodrigo Lefever CCOP Ministerio de Obras Públicas (MOP) www.cdt.cl 18 páginas SISTEMA BIM Más detalles BUENAS PRACTICAS EN EL FINANCIAMIENTO DE PPP EN AMERICA LATINA
BUENAS PRACTICAS EN EL FINANCIAMIENTO DE PPP EN AMERICA LATINA Mecanismos y herramientas disponibles implementadas por los Gobiernos para mitigar los efectos negativos de la crisis financiera global en Más detalles CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA
Análisis de las actuaciones público-privadas de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía Ejercicio 2013 La Cámara de Cuentas de Andalucía incluyó por iniciativa propia en el Plan de Actuaciones Más detalles Articulo I Definiciones
ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA DE CHILE Y LA UNION ECONOMICA BELGO-LUXEMBURGUESA RELATIVO AL FOMENTO Y PROTECCION RECIPROCOS DE LAS INVERSIONES Y PROTOCOLO El Gobierno de la República de Chile y el Gobierno Más detalles LAS CONCESIONES VIALES EN AMÉRICA LATINA: LOGROS Y DESAFÍOS
Edición No. 208, diciembre 2003 LAS CONCESIONES VIALES EN AMÉRICA LATINA: LOGROS Y DESAFÍOS Las concesiones se han convertido en América Latina en un importante mecanismo para atraer financiamiento y gestión Más detalles Cómo realizar una solicitud de información?
Cómo realizar una solicitud de información? Manual Cómo realizar una Solicitud de Información? 1 Manual Cómo realizar una Solicitud de Información? Consejo para la Transparencia Chile 2 Índice 4- Prólogo. Más detalles Informe de Pasivos Contingentes
Informe de Pasivos Contingentes 2010 Diciembre de 2010 Dirección de Presupuestos 1 ÍNDICE Publicación de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda Todos los derechos reservados Registro de Más detalles BASES DE LICITACION POR TRANSPORTE MARITIMO DE NEUMATICOS GIGANTES DESDE USA Y ESPAÑA HASTA CHILE
BASES DE LICITACION POR TRANSPORTE MARITIMO DE NEUMATICOS GIGANTES DESDE USA Y ESPAÑA HASTA CHILE OBJETO La presente Licitación tiene por objeto contratar el transporte marítimo de los neumáticos gigantes Más detalles RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
CONTRACTUALES Recurso 317/2014 Resolución 168 /2015 RESOLUCIÓN DEL Sevilla, 12 de mayo de 2015 VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la entidad AUTOS VALENCIANA, S.A. contra Más detalles Para efectos de la presente norma, se entenderá como:
CONDICIONES DE USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE DIFUSION Y DE SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO PARA ACCESO A INTERNET (SERVICIOS DE CONMUTACION DE DATOS POR PAQUETE Y MENSAJERIA INTERPERSONALEN LA MODALIDAD Más detalles SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL FLEXIBLE. Incorporada al Depósito de Pólizas bajo el código POL 2 02 028
SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL FLEXIBLE Incorporada al Depósito de Pólizas bajo el código POL 2 02 028 CONDICIONES GENERALES Para efectos de la presente póliza se entenderá por: PRIMA MINIMA: La menor prima Más detalles EDUCACION FINANCIERA 1. QUE ES EL CORRETAJE DE SEGUROS 2. CUAL ES LA NATURALEZA DE LOS CORREDORES DE SEGUROS?
Contenido: 1 Que es el Corretaje de Seguros? 2 Cual es la naturaleza de los Corredores de Seguros? 3 Requisitos para ser un Corredor de Seguros 4 Que servicios prestan los corredores de seguros? 5 Como Más detalles Trabajadores Remunerados con Comisiones. Restricciones en Pactos de Comisiones. Incidencia en Semana Corrida.
Trabajadores Remunerados con Comisiones. Restricciones en Pactos de Comisiones. Incidencia en Semana Corrida. En el Diario Oficial de fecha de hoy 8 de Agosto del 2012, se ha publicado la ley 20.611 que Más detalles Banda 700 MHz: El caso chileno
Banda 700 MHz: El caso chileno Cristián Sepúlveda Tormo Gerente de Relaciones Institucionales y Estratégicas ENTEL Montevideo, Uruguay / Mayo 2014 ANTECEDENTES 2 De acuerdo al World Economic Forum *, Chile Más detalles CONTRATO DE CONCESIÓN para EL USO Y EXPLOTACIÓN COMERCIAL DEL LOCAL Nº 31 DEL MERCADO NORTE de la Municipalidad de Santa Fe
CONTRATO DE CONCESIÓN para EL USO Y EXPLOTACIÓN COMERCIAL DEL LOCAL Nº 31 DEL MERCADO NORTE de la Municipalidad de Santa Fe Entre el ENTE AUTÁQUICO MUNICIPAL MERCADO NORTE, representado en este acto por Más detalles Evolución y mejores prácticas de la experiencia chilena en desarrollo de esquemas de APPs
TERCER ENCUENTRO TÉCNICO SOBRE LA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA Evolución y mejores prácticas de la experiencia chilena en desarrollo de esquemas de APPs Julio Toro Cepeda Consultor Más detalles Factoring internacional (con recurso)
Modelos www.plancameral.org de Contratos Internacionales www.plancameral.org Modelos de contratos internacionales Factoring internacional (con recurso) Enero 2012 2 Objetivos El factoring es una modalidad Más detalles Norma Internacional de Contabilidad nº 11 (NIC 11) Contratos de Construcción
Norma Internacional de Contabilidad nº 11 (NIC 11) Contratos de Construcción Esta Norma Internacional de Contabilidad revisada tendrá vigencia para los estados financieros que abarquen ejercicios que comiencen Más detalles ANEXO 7: ESTUDIO CASO centro DE JUSTICIA DE SANTIAGO
ANEXO 7: ESTUDIO CASO centro DE JUSTICIA DE SANTIAGO 1 Más detalles PARTE I CONDICIONES GENERALES
PARTE I CONDICIONES GENERALES DE USO SISTEMA ELECTRÓNICO DE COBRO DE TARIFAS O PEAJES RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. ARTÍCULO PRIMERO: INTRODUCCIÓN. En el marco de la política de mejoramiento Más detalles REUNIDOS De una parte, D./Dña., mayor de edad, [estado civil], con domicilio en, y con NIF nº,
Contrato de diseño de página web Modelo de encargo a un diseñador para la creación de unos diseños que reúnan unas características determinadas. Esta relación jurídica se corresponde con el arrendamiento Más detalles RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.
CONTRACTUALES Recurso 301/2014 Resolución 177/2015 RESOLUCIÓN DEL. Sevilla, 12 de mayo de 2015 VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la entidad INNOVA DATA CENTER, S.L. (INNOVA) Más detalles REPUBLICA DE PANAMÁ ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS REGLAS PARA EL MERCADO MAYORISTA DE ELECTRICIDAD REGLAS COMERCIALES
REPUBLICA DE PANAMÁ ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS REGLAS PARA EL MERCADO MAYORISTA DE ELECTRICIDAD REGLAS COMERCIALES INDICE OBJETO...5 GLOSARIO...5 2.1 DEFINICIONES...5 2.2 NOMENCLATURAS...9 Más detalles Guía rápida. Otras Modificaciones
Guía rápida Otras Modificaciones Febrero 2010 División Mercado Público - I. Modificación Formulario de Orden de Compra El artículo 10 del Reglamento de Compras Públicas incorpora nuevas excepciones de Más detalles Ministerio de Justicia. Anuario. Estadístico. Justicia Laboral
Ministerio de Justicia Anuario Estadístico 2013 Justicia Laboral Anuario Estadístico JUSTICIA LABORAL 2013 Índice 5 Prólogo 7 Consideraciones Generales 9 Estadísticas Poder Judicial 21 Estadísticas Oficinas Más detalles VISIÓN GENERAL INSTITUCIONALIDAD DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN CHILE. Jorge Paredes A. Abogado
VISIÓN GENERAL INSTITUCIONALIDAD DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN CHILE Jorge Paredes A. Abogado La Regulación en Chile 1) LA HISTORIA 2) MARCO REGULATORIO 3) RÉGIMEN DE CONCESIONES 4) FISCALIZACIÓN 5) TARIFAS- Más detalles CONSIDERANDO. 11 de diciembre de 1996
Reglas para prestar el Servicio de Larga Distancia Internacional que deberán aplicar los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones autorizados para prestar este servicio 11 de diciembre de Más detalles ADICAE-CV Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros COMISIONES Y GASTOS EN UN PRÉSTAMO HIPOTECARIO
ADICAE-CV Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros COMISIONES Y GASTOS EN UN PRÉSTAMO HIPOTECARIO Cuando nos decidimos a adquirir una vivienda es importante comparar las diferentes ofertas que Más detalles Contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de celebrado entre y Tabla de contenido
Colombia Compra Eficiente tiene como función diseñar e implementar documentos estandarizados y especializados por tipo de bienes, obras o servicios que se requieran por los partícipes del sistema de compras Más detalles ASPECTOS DE LAS INDEMNIZACIONES POR ERROR JUDICIAL Y POR CONDUCTAS ERRÓNEAS DEL MINISTERIO PÚBLICO, CON EL NUEVO SISTEMA PROCESAL PENAL
COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA ASPECTOS DE LAS INDEMNIZACIONES POR ERROR JUDICIAL Y POR CONDUCTAS ERRÓNEAS DEL MINISTERIO PÚBLICO, CON EL NUEVO SISTEMA PROCESAL PENAL Natalio Vodanovic Schnake* 1 INTRODUCCIÓN Más detalles Adquisición Adquisición de Bienes Raíces para Programas y Proyectos Federales y con Asistencia Federal
Adquisición Adquisición de Bienes Raíces para Programas y Proyectos Federales y con Asistencia Federal Junio 2005 Publicación N.º FHWA-HEP-15-031 ÍNDICE Introducción 2 Términos Importantes que se Utilizan Más detalles TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE LA SOCIEDAD MERCANTIL PRIVADA JB-INFLATABLE BV en LA CÁMARA DE COMERCIO de MEPPEL del NORTE DE LOS PAÍSES BAJOS
TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE LA SOCIEDAD MERCANTIL PRIVADA JB-INFLATABLE BV en LA CÁMARA DE COMERCIO de MEPPEL del NORTE DE LOS PAÍSES BAJOS 1. Definiciones - Proveedor: la Sociedad Mercantil JB-Inflatable Más detalles INFORME CLASIFICACION
Contacto: Manuel Acuña G.. Fono: (56 2) 7570445 INFORME CLASIFICACION Feller-Rate CLASIFICADORA DE RIESGO AUTOPISTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. Clasificaciones LÍNEA DE BONOS PERSPECTIVAS AAA Más detalles Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación
Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación Informe Legal Nº 221-2015-GART Análisis sobre la procedencia de aprobar el Cargo RER Autónomo para las Áreas No Conectadas a Red, Más detalles www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
Tipo Norma :Ley 20018 Fecha Publicación :19-05-2005 Fecha Promulgación :09-05-2005 Organismo :MINISTERIO DE ECONOMIA; FOMENTO Y RECONSTRUCCION; SUBSECRETARIA DE ECONOMIA; FOMENTO Y RECONSTRUCCION Título Más detalles Aprueban Reglamento del Pago de Primas de Pólizas de Seguros RESOLUCION SBS Nº 3198-2013
Aprueban Reglamento del Pago de Primas de Pólizas de Seguros RESOLUCION SBS Nº 3198-2013 Lima, 24 de mayo de 2013 EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES Más detalles METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN DE ENTES TERRITORIALES
METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN DE ENTES TERRITORIALES Contenido 1. Antecedentes... 1 2. Análisis de Gestión... 2 Priorización de Objetivos... 2 Ejecución de Estrategias... 2 Estructura de Gestión Pública... Más detalles REGLAMENTO MARCO DE ACCESO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO
GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL REGLAMENTO MARCO DE ACCESO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 014-2003-CD-OSITRAN (Publicada en el Diario Oficial Más detalles ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA DE CHILE Y EL REINO DE ESPAÑA PARA LA PROTECCION Y FOMENTO RECIPROCOS DE INVERSIONES
ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA DE CHILE Y EL REINO DE ESPAÑA PARA LA PROTECCION Y FOMENTO RECIPROCOS DE INVERSIONES La República de Chile y el Reino de España, en adelante "las Partes Contratantes". Deseando Más detalles PREGUNTAS FRECUENTES: CREDITOS.
PREGUNTAS FRECUENTES: CREDITOS. 1. Qué requisitos necesito para acceder a un préstamo? Los requisitos varían de acuerdo al tipo de producto que tenga CREDINKA, los cuales se encuentran a su disposición Más detalles MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MODELO DE REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE CRÉDITO PÚBLICO PARA GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS DE GESTIÓN PÚBLICA MODELO DE REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE CRÉDITO PÚBLICO PARA GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES ESTADO PLURINACIONAL Más detalles ARTÍCULO 2.- ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN Y COMPETENCIAS
INSTRUCCIONES DE CONTRATACION DE LA EMT SAM ART.1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 1.1. Las presentes normas tienen por objeto regular el procedimiento interno de contratación de la sociedad Empresa Malagueña Más detalles COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA
COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA Gustavo López-Ameri C. I. RTF Nº 466-3-97 de 14.05.97 Del análisis de la presente resolución, encontramos tres temas que merecen comentarios: a. Base imponible del IGV La base Más detalles Gestión Pública: Es Eficiente?
Temas Públicos www.lyd.org- Email:lyd@lyd.org Nº 806-19 de Enero de 2007 ISSN 0717-1528 Gestión Pública: Es Eficiente? Cuando se trata de evaluar la gestión pública es importante mirar no sólo el tamaño Más detalles RECOMENDACIONES CLÁUSULAS CONTRATO DE AGENCIA. Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros Comisión de Agentes
RECOMENDACIONES CLÁUSULAS CONTRATO DE AGENCIA Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros Comisión de Agentes ÍNDICE Introducción 2-3 Derechos y obligaciones: generales y especiales de ambas Más detalles Derechos y deberes del contratista durante la ejecución contractual para la ejecución de obras y consultorías de obras
Capítulo 2 del Módulo 4 Derechos y deberes del contratista durante la ejecución contractual para la ejecución de obras y consultorías de obras Capacitador Reiner Solís Villanueva 1 Aprendizaje esperado Más detalles GUÍA PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS
GUÍA PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS 1. ELECCIÓN DEL TIPO DE NEGOCIO La elección del tipo de negocio a poner en marcha es el punto de partida de todo proyecto empresarial. Son muchos los factores que pueden Más detalles contratación administrativa
contratación administrativa Aunque forma parte de la gestión financiera, por la importancia que tiene en la ejecución del presupuesto de gastos, la contratación administrativa merece que se le dedique Más detalles NOTA INTRODUCTORIA CONDICIONES GENERALES DE ORGALIME PARA EL MANTENIMIENTO - M 2000
NOTA INTRODUCTORIA CONDICIONES GENERALES DE ORGALIME PARA EL MANTENIMIENTO - M 2000 Objeto Las Condiciones Generales de Mantenimiento han sido diseñadas para ser utilizadas cuando una empresa, el Cliente, Más detalles FORMULARIO H SERVICIO AÑO 2011
FORMULARIO H SERVICIO AÑO 2 MINISTERIO MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS PARTIDA 2 SERVICIO DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS CAPÍTULO 2 Producto Estratégico al Sistema de Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional Más detalles Póliza de Cumplimiento para Particulares
Póliza de Cumplimiento para Particulares Apreciado Asegurado: Para su conocimiento, agradecemos leer en forma detenida, la información contenida en este clausulado. Gracias por su confianza. Condiciones Más detalles CAPITULO 4 PROPUESTA DE MODELO PPP PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA EN MEXICO
CAPITULO 4 PROPUESTA DE MODELO PPP PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA EN MEXICO 4.1.- Introducción: México es un país con alto potencial de desarrollo por su riqueza en recursos naturales Más detalles REPROGRAMACIONES CON FINANCIAMIENTO DEL BANCO CENTRAL DE CHILE. I.- REPROGRAMACIONES DE CREDITOS AL SECTOR PRO- DUCTIVO.
CAPITULO 8-30 (Bancos y Financieras) MATERIA: REPROGRAMACIONES CON FINANCIAMIENTO DEL BANCO CENTRAL DE CHILE. I.- REPROGRAMACIONES DE CREDITOS AL SECTOR PRO- DUCTIVO. A) DEUDAS REPROGRAMADAS AL SECTOR Más detalles RESOLUCION No. JB-2010-1757
RESOLUCION No. JB-2010-1757 LA JUNTA BANCARIA CONSIDERANDO: QUE a través de escrito ingresado el 11 de agosto del 2009 en la Superintendencia de Bancos y Seguros, el señor Juan Carlos León García, con Más detalles Contabilización de las Subvenciones Oficiales e Información a Revelar sobre Ayudas Públicas

References: artículo 25
 resolución 
 artículo 20
 artículo 1
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 artículo 10
 RESOLUCIÓN 
 ARTÍCULO 2