Source: https://es.scribd.com/document/54741598/ley-obra-publica-de-nay
Timestamp: 2018-07-21 04:02:39+00:00

Document:
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT ULTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL: 23 DE MARZO DE 2005.
Ley Publicada en la Segunda Sección del Periódico Oficial del Estado de Nayarit el Miércoles 19 de Abril de 1995. Al margen un Sello con el Estado Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos:- Poder Legislativo.- Nayarit. C. RIGOBERTO OCHOA ZARAGOZA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit, a los habitantes del mismo, Sabed: Que el H. Congreso Local, se ha servido dirigirme para su promulgación, el siguiente: DECRETO NUMERO 7842 El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, representado por su XXIV Legislatura DECRETA: LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT. CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES. (REFORMADO, P.O. 23 DE MARZO DE 2005) ARTICULO 1o.- La presente ley es de orden público y tiene por objeto regular las acciones de planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución, conservación, mantenimiento, demolición y control de la obra pública que realicen los entes públicos en el Estado de Nayarit. Para los efectos de eta ley, quedan comprendidos como entes públicos los poderes del estado, los municipios, los tribunales administrativos, así como l as entidades de carácter estatal o municipal. Esta ley será aplicable a los órganos del estado constitucionalmente autónomos, así como a los poderes legislativo y judicial, siempre y cuando no se contrapongan a las leyes que los rigen. Los entes públicos se abstendrán de crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar cualquier tipo de contrato que evada lo previsto en este ordenamiento. Para la aplicación de esta ley por los entes públicos distintos al poder ejecutivo, las atribuciones y obligaciones que ésta le otorga, serán aplicables de acuerdo a su estructura orgánica a las dependencias y entidades de cada uno de los entes públicos que realicen funciones análogas.
ARTICULO 2o.- Para los efectos de esta Ley se considera obra pública: I.- La construcción, instalación, conservación, mantenimiento, reparación y demolición de bienes inmuebles destinados a un servicio público o al uso común. II.- Los servicios relacionados con la obra pública, incluidos los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra; los servicios relativos a las investigaciones, asesorías y consultorías especializadas y la dirección o supervisión de la ejecución de las obras. III.- La infraestructura que tienda a ampliar, mejorar y utilizar los recursos agropecuarios del Estado. IV.- Los trabajos que tengan por objeto la explotación y desarrollo de los recursos naturales que se encuentren en el suelo o en el subsuelo, y V.- Todas aquellas de naturaleza análoga. ARTICULO 3o.- El gasto de la obra pública se sujetará a las disposiciones específicas en el presupuesto anual de egresos del Estado y de los Municipios, así como a lo previsto en la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público y demás disposiciones aplicables. (REFORMADO, P.O. 23 DE MARZO DE 2005) ARTICULO 4o.- El Ejecutivo del Estado aplicará la presente ley por conducto de la Secretaría de Obras Públicas, sin perjuicio de la intervención de otras dependencias y entidades de carácter estatal conforme a ésta y otras disposiciones legales. Los ayuntamientos se sujetarán a lo dispuesto en esta ley y en lo conducente a la Ley Municipal del Estado de Nayarit. En el ámbito municipal corresponderá a las secretarías o direcciones de obra pública municipales la aplicación de esta ley, salvo lo que expresamente establezcan los reglamentos municipales. (REFORMADO, P.O., 17 DE MAYO DE 1997) ARTICULO 5o.- La obra pública que realicen las dependencias o entidades a que se refiere el artículo 1o. de esta Ley, con cargo total o parcial a fondos aportados por la Federación conforme a los convenios celebrados por el Ejecutivo Estatal y Federal, estará sujeta a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones y Obra Pública de la Federación, en lo conducente a lo ordenado por esta Ley y a lo pactado en los convenios de referencia. ARTICULO 6o.- En la ejecución de las obras donde participen económicamente el Estado o los Municipios, invariablemente deberán ajustarse a las disposiciones de esta Ley y a los lineamientos que de la misma emanen. ARTICULO 7o.- Las Secretarías de Finanzas, Contraloría General y la de Obras y Servicios Públicos del Estado en el ámbito de sus respectivas
dictarán las disposiciones administrativas que sean estrictamente necesarias para el adecuado cumplimiento de esta Ley. pruebas de calidad y otras actividades vinculadas con el objeto de esta Ley. Contraloría General y Obras y Servicios Públicos del Estado.Las dependencias y entidades deberán formular un inventario de la maquinaria y equipo de construcción de su propiedad o a su cuidado. quedará a cargo de cada una de ellas la responsabilidad sobre la ejecución de la parte de la obra que le corresponda.. 17 DE MAYO DE 1997) ARTICULO 9o.Los titulares de las dependencias o entidades a que se refiere el artículo 1o.O. Las Secretarias de Finanzas y Contraloría General del Estado. en razón de sus respectivas atribuciones. serán los responsables de que. Para la ejecución de las obras a que se refiere este artículo. en el ámbito de sus respectivas competencias. ARTICULO 8o. tales disposiciones deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado. sin perjuicio de la responsabilidad que. lo anterior será sin perjuicio de las facultades que en materia de inventarios corresponda a otras dependencias del Ejecutivo Estatal. podrán contratar asesoría técnica para la realización de investigaciones de mercado. las citadas dependencias pondrán a disposición entre sí los resultados de los trabajos objeto de los respectivos contratos de asesoría técnica. [N. remitiendo esta información a las Secretarias de Obras y Servicios Públicos y Contraloría General del Estado en la forma y términos que éstas establezcan. el mejoramiento del sistema de obra pública. se establecerán convenios que especifiquen la coordinación de las acciones de las dependencias y entidades que intervengan.Las Secretarías de Finanzas. Para los efectos de este artículo..competencias.. Procurando la correcta aplicación de los recursos con eficiencia y eficacia. (ADICIONADO. el cual mantendrán actualizado. estarán facultadas para interpretar esta Ley para efectos administrativos. en la adopción e instrumentación de las acciones que deban llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley.. la descentralización de funciones y la efectiva delegación de facultades.. se observen criterios que promuevan la simplificación administrativa. P. ARTICULO 11. ARTICULO 10. REFORMADO]. DE E. tomando en cuenta la opinión emitida por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. verificación de costos. será responsabilidad de las dependencias y entidades mantener debidamente asegurados la maquinaria y equipo a que se refiere el presente artículo. tenga la encargada de las acciones de la planeación y programación del conjunto. .Cuando por las condiciones especiales de la obra pública se requiera la intervención de dos o más dependencias o entidades.
ARTICULO 13. serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit.O. contratos y convenios que los entes públicos realicen en contravención a lo dispuesto por esta ley. económica y ecológica en la realización de las obras. incluyendo las obras principales. ..Los estudios de preinversión que se requieran para definir la factibilidad técnica. P. metas y previsiones de recursos establecidos en los presupuestos de egresos autorizados a las dependencias o entidades. Lo anterior sin perjuicio de que otras autoridades administrativas conozcan en la esfera de su competencia.Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de esta Ley o de los contratos celebrados con base en ésta. ARTICULO 14.. CAPITULO II DE LA PLANEACION. de esta Ley deberán ajustarse a: I.Los objetivos y metas a corto.. se aplicarán supletoriamente las disposiciones que regulan sus procedimientos internos. así como los que señale el Ejecutivo del Estado en sus planes o programas especiales elaborados a nivel sectorial o regional.Los objetivos y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo. prioridades y recursos identificados en la planeación del desarrollo del Estado. (REFORMADO. las complementarias y accesorias. se aplicará supletoriamente la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit. Por lo no previsto expresamente por esta ley. En los casos de los poderes legislativo y judicial. PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION. III. en los términos que ésta le señale. conforme a la ley sean procedentes.. así como las acciones para ponerlas en servicio. serán nulos de pleno derecho. de los medios de impugnación que.. mediano y largo plazo. II.Las dependencias y entidades formularán sus programas de obra pública y sus respectivos presupuestos con base en las políticas. II. considerando: I. Los actos...Las acciones previas. 23 DE MARZO DE 2005) ARTICULO 12. durante y posteriores a su ejecución. las de infraestructura.En la planeación de la obra pública las dependencias y entidades a que se refiere el artículo 1o..Los Ayuntamientos cumplirán esta disposición enviando la documentación respectiva a la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado.Los objetivos.
así como los indirectos de la obra.La dependencia o entidad que requiera contratar o realizar estudios o proyectos. así como los gastos de operación.Las unidades responsables de su ejecución. (REFORMADO.. que deberá incluir el costo estimado de la obra que se realice por contrato y.Las demás previsiones que deban tomarse en cuenta según la naturaleza y características de la obra....Las características ambientales.Los resultados previsibles. climáticas y geográficas del lugar donde deba realizarse la obra.Los proyectos deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restauren las condiciones ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse.O. asesorías. las condiciones de suministro de materiales. los cargos para pruebas y funcionamiento.. los costos de los recursos necesarios.. P. en caso de realizarse por administración directa.Los trabajos de conservación. VI.Las investigaciones.IV.La ejecución. y se dará intervención a las dependencias o entidades que tengan atribución en la materia. no procederá la contratación.. de equipos o de cualquier otro accesorio relacionado con la obra. primero verificará si en sus archivos o en los de las dependencias o entidades afines existen estudios o proyectos sobre la materia. Las dependencias y entidades deberán remitir sus respectivos programas de obra pública a las Secretarías de Planeación y Desarrollo y la de Secretaría de Obras y Servicios Públicos en las fechas previstas por éstas. mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes inmuebles a su cargo. incluyendo los proyectos arquitectónicos y de ingeniería necesarios. así como las fechas previstas de iniciación y terminación. de maquinaria. y XI. así como de las demás normas mexicanas que al efecto se emitan en ese rubro. IX. consultorías y estudios que se requieran. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) ARTICULO 15. V. de resultar positiva la verificación y de comprobarse que el estudio o proyecto localizado satisface los requerimientos de la entidad o dependencia. De igual forma.La calendarización física y financiera de los recursos necesarios para su ejecución. VIII. . deberá observarse la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-008-ENER 2001 de Eficiencia Energética en Edificaciones... Envolvente de Edificios No Residenciales. VII. a efecto de incorporarlas a la planeación de desarrollo del Estado. ARTICULO 16.. X.
se atenderá a los costos que. CAPITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LOS CONTRATOS. .. Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado. y B) Adjudicación directa (REFORMADO.Las dependencias y entidades podrán convocar y adjudicar obra pública. bajo su responsabilidad.O. de esta Ley. las dependencias y entidades podrán convocar sin contar con saldo disponible en su presupuesto.O. ARTICULO 22.Por invitación restringida.(DEROGADO. 17 DE MAYO DE 1997) ARTICULO 20. Arrendamientos. se encuentren vigentes.Por licitación pública.Es responsabilidad de las dependencias y entidades llevar un registro de contratistas para efectos de la aplicación de la fracción II del artículo anterior. I. 17 DE MAYO DE 1997) ARTICULO 21. estarán obligadas en materia de adquisiciones de bienes muebles destinados a la obra pública. Enajenaciones.. mediante los procedimientos que a continuación se señalan. P. las dependencias y entidades observarán lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Presupuestación.. cuya ejecución rebase un ejercicio presupuestal. ARTICULO 19. Para los efectos de este artículo.Las dependencias y entidades a que se refiere el artículo 1o.ARTICULO 17. En casos excepcionales y previa autorización del Titular del Ejecutivo. ARTICULO 18. II. en su momento.. la que comprenderá: A) Invitación a cuando menos tres contratistas. podrán contratar obra pública. en la formulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes..En el caso de obras.. solamente cuando se cuente con saldo disponible en la partida correspondiente de su presupuesto autorizado... deberá determinarse tanto el presupuesto total como el relativo a los ejercicios de que se trate. a sujetarse a la Ley de Adquisiciones..Las dependencias y entidades. P. Servicios y Almacenes de la Administración Pública del Estado.
en cuanto a precio. mediante convocatoria pública. hora y lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones. en su caso el programa de suministro. lo cual será requisito indispensable para participar en la licitación. se deberá contar con los estudios y proyectos. Los servidores públicos que autoricen actos en contravención a lo dispuesto en este artículo.Además.. la indicación de que podrán subcontratarse partes de la obra. V. III.. de conformidad con las características de la obra.O.. (REFORMADO PRIMER PARRAFO.El nombre. y demás requisitos generales que deberán cumplir los interesados..... que serán abiertos públicamente a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles. se harán acreedores a las sanciones que resulten aplicables. los interesados podrán revisar tales documentos previo al pago del mismo. la obra pública se adjudicará a través de licitaciones públicas. el costo de las bases será fijado en razón de la recuperación de los gastos afectados por publicación de la convocatoria y de los documentos que se entreguen. se publicarán en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit y en un diario de mayor circulación en la Entidad y contendrán: I. financiamiento..O. Las dependencias y entidades enviarán a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y a la Secretaría de la Contraloría General. conforme a lo que establece el presente ordenamiento.La información sobre los porcentajes a otorgar por concepto de anticipos. P.Por regla general. el costo y forma de pago de las mismas.. II.. ARTICULO 23. VII. fecha y horario en que los interesados podrán obtener las bases y especificaciones de la licitación. IV. calidad.La fecha. el programa de ejecución y. las normas y especificaciones de construcción.La experiencia o capacidad técnica y financiera que se requiera para participar en la licitación. oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 17 DE MAYO DE 1997) ARTICULO 24. denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante.Las convocatorias que podrán referirse a una o más obras.Los criterios conforme a los cuales se adjudicará el contrato. para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado. 17 DE MAYO DE 1997) VIII. y en su caso. P.El lugar.La descripción general de la obra y el lugar donde se llevarán a cabo los trabajos..Fecha estimada de inicio y terminación de los trabajos. la convocatoria en el . y (REFORMADA.. VI.
Fecha. siendo optativa la asistencia de los interesados.Señalamiento de que será causa de descalificación.O.Los pobres que deben acreditarse. III. el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la base de licitación.Experiencia.. porcentajes.La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación o en las proposiciones presentadas podrán ser negociadas.Origen de los fondos para realizar los trabajos. objeto del contrato. procedimiento de ajustes de costos... P.. XIII. VII. VI. hora y lugar para la presentación y apertura de las proposiciones. forma y términos del o los anticipos que se concedan. y contendrán como mínimo lo siguiente: I..momento en que aquella sea expedida y remitirán además los documentos de apoyo que se requieran.Forma y término de pago de los trabajos. proporcione la convocante. V. normas de calidad de los materiales y especificaciones de construcción aplicables. XII.. de los cuales deberán presentar análisis y relación de costos básicos de materiales. XI.... garantías. II...Nombre.Fecha.Las bases que emitan las dependencias y entidades para las licitaciones públicas se pondrán a disposición del interesado a partir de la fecha de su publicación de la convocatoria y hasta siete días naturales previos al acto de presentación y apertura de proposiciones.Relación de materiales y equipo de instalación permanente que en su caso. comunicación del fallo y firma del contrato.Criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos.Proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para preparar la proposición. IX. X.. . VIII. y relación de conceptos de trabajo. mano de obra y maquinaria de construcción que intervienen en los análisis anteriores.. hora y lugar de la junta de aclaraciones de las bases de la licitación. capacidad técnica y financiera y demás requisitos que deberán cumplir los interesados. y. denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante. catálogo de conceptos. cantidades y unidades de trabajo. IV. (REFORMADO PRIMER PARRAFO... 17 DE MAYO DE 1997) ARTICULO 25.Datos sobre la garantía de seriedad en la proposición.
ARTICULO 26..Las dependencias y entidades..Cuando proceda. por razones de urgencia justificada y siempre que ella no tenga por objeto limitar el número de participantes.Lugar. salvo que. 17 DE MAYO DE 1997) XIV. la Secretaria de la Contraloría General del Estado podrá intervenir en cualquier acto que contravenga las disposiciones que rigen las materias objeto de esta Ley. mediante dos sobres cerrados que contendrán por separado. En el ejercicio de sus atribuciones. Todos los requisitos y condiciones que contengan las bases de la licitación..En las licitaciones públicas. XVII. se podrá reducir dicho plazo a 10 días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. ARTICULO 28. las cuales deberán hacerse del conocimiento de los interesados a través del Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en un diario de mayor circulación en la Entidad.. la entrega de las proposiciones se hará por escrito. . El plazo para la presentación y apertura de proposiciones no podrá ser inferior a los treinta días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. la propuesta técnica y la propuesta económica. 17 DE MAYO DE 1997) ARTICULO 27. Tendrá derecho a presentar su proposición. la dependencia o entidad convocante reembolsará a los participantes los gastos no recuperables en que hayan incurrido.Todo interesado que satisfaga los requisitos de la convocatoria y las bases de la licitación. si la Contraloría General del Estado determina la cancelación del proceso de adjudicación..Información especifica sobre las partes de la obra que podrán subcontratarse.O. siempre y cuando así se autorice en la convocatoria. deberán ser los mismos para todos los participantes. fecha y hora para la visita al sitio de realización de los trabajos. P.. estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente. podrán modificar cualquier aspecto establecido en la convocatoria o en las bases de la licitación cuando menos con siete días naturales previos a la fecha señalada para la presentación y apertura de proposiciones..Condiciones de precio.Modelo de contrario. incluyendo en la segunda garantía de seriedad de la oferta. XV. XVI.. (REFORMADO. siempre que estos sean razonables. registro actualizado en al Cámara que le corresponda. y XVIII. siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de participantes. P..O. la cual deberá llevarse a cabo en el periodo comprendido de siete días naturales posteriores a la fecha de publicación de la convocatoria y siete días naturales anteriores a la fecha de apertura..(REFORMADA.
deberán garantizar: I. Cuando las dependencias y entidades celebren contratos en los casos señalados en el artículo 57 fracción VI.. así como el gasto correspondiente.El cumplimiento de los contratos. y III.. deberán presentarse dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha en que el contratista reciba copia del fallo de adjudicación. laborales o de negocios. podrán exceptuar al contratista de presentar la garantía de cumplimiento del contrato respectivo..El Gobernador del Estado o el Ayuntamiento en su caso.Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir propuesta o celebrar contrato alguno con las personas físicas y morales siguientes: I. incluyendo a las que se refiere la fracción II.. y el o los anticipos correspondientes se entregarán. en su caso. II. a mas tardar dentro de los diez días siguientes a la presentación de la garantía. la que se retendrá y se regresará en el momento en que el contratista constituya la garantía de cumplimiento del contrato correspondiente.. bajo su responsabilidad. ARTICULO 31. o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.Los anticipos que. Para los efectos de las fracciones I y III. forma y porcentaje a los que deberán sujetarse las garantías que deban constituirse a favor de la Secretaría de Finanzas o la Tesorería de los Ayuntamientos según corresponda.Aquellas en que el servidor público que intervenga en cualquier forma en la adjudicación del contrato tenga interés personal. incluyendo aquellas de las que puedan resultar un beneficio para el.. establecerá los medios de control que estime pertinentes cuando estas se realicen con fines de seguridad interior. .ARTICULO 29. familiar o de negocios. o para terceros con los que tenga relaciones profesionales. por afinidad o civiles. su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado.Quienes participen en las licitaciones o celebren los contratos a que se refiere esta Ley. acordará la ejecución de las obras. fijarán las bases. ARTICULO 30.. reciban esta garantía deberá constituirse por el monto total del anticipo. La convocante deberá conservar en custodia las garantías de que se trate hasta la fecha del fallo en que serán devueltas a los participantes. los titulares de las dependencias y entidades. Las garantías previstas en las fracciones II y III de este artículo.La seriedad de la proposición en los procedimientos de la licitación pública. salvo la de aquel a quien se hubiere adjudicado el contrato.
hayan celebrado contratos en contravención a lo dispuesto por esta Ley. y (REFORMADA. cargo o comisión en el servicio público..Las que realicen o vayan a realizar por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial. . respecto de la materia de esta Ley por causas imputables a ellos y que. VIII.. durante su vigencia o bien en la presentación o desahogo de una inconformidad.O.. respecto de dos o más dependencias o entidades. sujetas a concursos de acreedores.(REFORMADA. trabajos de coordinación. en su celebración. P.... P. cargo. P.Las que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial. las sociedades de las que dichas personas formen parte. 17 DE MAYO DE 1997) II. IV.Aquellas que no hubieren cumplido sus obligaciones contractuales. III. supervisión y control de obra e instalaciones.Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposiciones de la Ley..Los contratistas que por causas imputables a ellos mismos.. como consecuencia haya sido perjudicada la dependencia o entidad respectiva. laboratorio de mecánica de suelos y de resistencia de materiales y radiografías industriales. dentro de un lapso de dos años calendario. cuando se requiera dirimir controversias entre tales personas y la dependencia o entidad. (REFORMADA.Aquellas a las que se le declare en estado de quiebra o.. 17 DE MAYO DE 1997) XI. en su caso. contados a partir de la primera rescisión. peritrajes y avalúos..Las que desempeñen un empleo.O. en virtud de la información con que cuenta la Secretaría de la Contraloría General del Estado.O.Aquellas que.. V. conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit así como las inhabilitadas para desempeñar un empleo. durante un año de calendario. y (REFORMADA. 17 DE MAYO DE 1997) X.Aquellas que hubieren proporcionando información que resulte falsa o que hayan actuado con dolo o mala fe en algún proceso para la adjudicación de un contrato. o bien. elaboren dictámenes. VII. VI.O. o comisión en el servicio público. preparación de especificaciones de construcción.. P. presupuesto o la elaboración de cualquier otro documento para la licitación de la adjudicación del contrato de la misma obra.. 17 DE MAYO DE 1997) IX. la dependencia o entidad convocante les hubiere rescindido administrativamente el contrato.Aquellas que se encuentren en el supuesto del párrafo anterior. en mas de una ocasión..
deberán estar desglosados por actividades principales. 17 DE MAYO DE 1997) . Sobre la base de precios unitarios... en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse al contratista. CONTRATOS Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PUBLICA. en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo terminado.. ARTICULO 32. dicho acto se llevará a cabo en dos etapas. P. lugar y hora en que se llevará a cabo la segunda etapa. transcurridos quince días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitación. o entidad. en la que se harán constar las propuestas técnicas aceptadas. ni estará sujeto a ajuste de costos..A precio alzado.Para los efectos del presente ordenamiento. conforme a lo siguiente: (REFORMADO PRIMER PARRAFO. en sobres cerrados en forma inviolable. ARTICULO 33. el acta será firmada por los participantes y se les entregará copia de la misma.CAPITULO IV DE LOS PROCEDIMIENTOS. los licitantes entregarán sus proposiciones. o II.O.Al acto de presentación y apertura de proposiciones. Se levantará acta de esta primera etapa. Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebración de estos contratos. y quedarán en custodia de la propia dependencia o entidad. tanto en sus aspectos técnicos como económicos.Las dependencias y entidades podrán realizar obra pública por contrato o por administración directa. Este tipo de contrato no podrá ser modificado en monto o plazo.. la fecha. solo podrán participar los licitantes que hayan cubierto el costo de las bases de la licitación... ARTICULO 34.O. P. 17 DE MAYO DE 1997) I. las que serán devueltas por la dependencia. se procederá a la apertura de la propuesta técnica exclusivamente y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos. así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron y. los contratos de obra pública podrán ser de dos tipos: I.En la primera etapa. será por la obra totalmente determinada y ejecutada en el plazo establecido. Los participantes rubricarán los sobres cerrados que contengan las propuestas económicas de aquellos licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas. (REFORMADO PRIMER PARRAFO.
II. sus importes. Los organismos privados con representación legal y personalidad jurídica. se levantará acta del fallo de la licitación que firmarán los participantes. contados a partir de la fecha de inicio de la primera etapa.. cálculo e integración de los precios unitarios.. a los licitantes. técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. reúna las condiciones legales. a quienes se entregará copia de la misma. Se levantará acta de la segunda etapa en la que se hará constar las propuestas aceptadas. III. el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el mas bajo. en el que se daría a conocer el fallo. lugar y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación. . las causas que lo motivaron. la cual quedará comprendida dentro de los treinta días naturales. en el acto de fallo o adjunta a la comunicación referida en la fracción anterior. siempre que el plazo fijado no exceda de treinta días contados a partir del plazo establecido originalmente. Una vez hecha la evaluación de las proposiciones. el contrato se adjudicará a la persona que. la información acerca de las razones por la cuales su propuesta. que el programa de ejecución sea factible de realizar dentro del plazo solicitado con los recursos considerados por el solicitante y. que las características. conforme a las disposiciones que se expidan.Las dependencias y entidades. El acta será firmada por los participantes y se les entregará copia de la misma. mediante escrito se les hará de su conocimiento las causas por las que fueron rechazadas. las dependencias y entidades podrán optar por comunicar el fallo de la licitación por escrito a cada uno de los licitantes. si resultare que dos o más proposiciones son solventes. y podrá diferirse por una sola vez. en su caso. ARTICULO 35. En sustitución de dicha junta.En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación. de entre los licitantes. a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren participado en a las etapas de presentación y apertura de proposiciones. documentación y requisitos solicitados en las bases de la licitación. se procederá a la apertura de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas en la primera etapa o en el análisis detallado de las mismas. las que hubieren sido desechadas. las dependencias y entidades proporcionarán por escrito a los licitantes. deberán verificar que las mismas incluyan la información. cuyas propuestas técnicas hayan sido rechazadas en el análisis detallado. no fue elegida. además verificar el debido análisis. para hacer la evaluación de las proposiciones. Los participantes rubricarán el catálogo de conceptos. la fecha.En la segunda etapa. podrán asistir a las licitaciones públicas sin voz ni voto. en que se consignen los precios y el importe total de los trabajos objeto de la licitación y los programas de trabajo respectivos. especificaciones y calidad de los materiales sean de las requeridas por la convocante. Se dará lectura en voz alta al importe total de las propuestas que cubran los requisitos exigidos..
Procedimiento de ajuste de costos.O. entre si. las declaraciones y estipulaciones referentes a: I. Plazos. La autorización de la inversión para cubrir el compromiso derivado del contrato. IX. los proyectos. VII. Contra la resolución que contenga el fallo. en el que se hará constar el análisis de las proposiciones admitidas y se hará mención de las proposiciones desechadas. programas y presupuestos correspondientes. VIII. hubiere recibido en exceso para la contratación o durante la ejecución de la obra. ARTICULO 36. (REFORMADO PRIMER PARRAFO. pero los licitantes podrán inconformarse en los términos del artículo 69. Forma en que el contratista. En su caso.La adjudicación del contrato obligará a la dependencia o entidad y a la persona en que hubiere recaído dicha adjudicación a formalizar . X. VI. no procederá recurso alguno.. P.Los contratos de obra pública contendrán como mínimo. Forma y términos de garantizar la correcta inversión de los anticipos y el cumplimiento del contrato. Porcentajes de los anticipos para inicio de los trabajos y para compra y producción de materiales. III. en su caso.Las dependencias y entidades no adjudicarán el contrato cuando a su juicio las posturas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de la licitación o sus precios no fueren aceptables..La dependencia o entidad convocante emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo. 17 DE MAYO DE 1997) ARTICULO 38. especificaciones. resolverán controversias futuras y previsibles que pudieren versar sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo. La descripción pormenorizada de la obra que se deba ejecutar. El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato. Montos de las penas convencionales. en cualquier forma. forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados. y XI. y volverán a publicar una nueva convocatoria. ARTICULO 37. IV. los procedimientos mediante las cuales las partes.. La fecha de iniciación y terminación de los trabajos. así como de los ajustes de costos. debiendo acompañar al contrato. reintegrará las cantidades que. planos. V. II..
La adjudicación y firma del contrato se comunicará a la Secretaria de obras y Servicios Públicos en la forma y términos que esta establezca.el documento relativo. pero. adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja. no procederá el diferimiento y por lo tanto deberá iniciar la obra en la fecha establecida originalmente. con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados. podrá hacerlo respecto de partes de la obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación de la obra. el contratista seguirá siendo el único responsable de la ejecución de la obra ante la dependencia o entidad. En este supuesto. Esta autorización previa no se requerirá ciando se señale específicamente en las bases de la licitación. el contratista. la dependencia o entidad liberará la garantía otorgada para el sostenimiento de su proposición y cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido el contratista para preparar y elaborar su propuesta.Los importes de los anticipos concedidos serán puestos a disposición del contratista previo a la fecha pactada para el inicio de los trabajos. siempre que la diferencia en precio con respecto a la postura que inicialmente hubiere resultado ganadora. no podrá hacer ejecutar la obra por otro. el atraso en la entrega del anticipo. En todo caso. Cuando el contratista no entregue la garantía de los anticipos dentro del plazo señalado en el artículo 29. podrá determinar no ejecutar la obra.El otorgamiento de los anticipos se deberá pactar en los contratos de obra pública conforme a lo siguiente: I. El contratista a quien se le adjudique el contrato. . Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos de obra pública. en cuyo supuesto se deberá contar con la conformidad previa de la dependencia o entidad de que se trate. en todo caso. ARTICULO 39. las partes de la obra que podrán ser objeto de subcontratación. y así sucesivamente. en caso de que este último no acepte la adjudicación. de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el artículo 35. sin necesidad de un nuevo procedimiento. será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado.. sin recurrir en responsabilidad. Si el interesado no firmare el contrato. no podrán cederse en forma parcial o toral en favor de cualquiera otra persona física o moral. dentro de los diez días naturales siguientes al de la adjudicación. con autorización previa de la dependencia o entidad de que se trate. siempre que éstos sean razonables. Si la dependencia o entidad no firmare el contrato respectivo. no sea superior al diez por ciento.. estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación de que se trate. perderá en favor de la convocante la garantía que hubiere otorgado y la dependencia o entidad podrá.
Controles de calidad. pruebas de laboratorio y fotografías. II. tratándose de contratos a precio alzado.. según corresponda.Las estimaciones de trabajos ejecutados se presentarán por el contratista al ente público por periodos no mayores a un mes.Los contratistas en su proposición.No se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren en términos del artículo 44. Notas de bitácora.. incorporarán en la siguiente estimación. en su caso. y III. se acompañen autorizados por él al menos los siguientes documentos: I. cubrirá los cargos que resulten conforme a la disposición que emita la Secretaria de Finanzas.O. y VI. II.. (REFORMADO. La Secretaría de Finanzas o Tesorería. Análisis. III. contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión al contratista. acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago. 23 DE MARZO DE 2005) ARTICULO 40. la cual deberá tramitarse oportunamente ante la Secretaría de Finanzas o Tesorería. VII. La demás información y documentos que sean necesarios a fin de garantizar el cumplimiento del contrato en los términos pactados y la veracidad de los conceptos por pagar. El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado. . deberán considerar para la determinación del costo financiero de los trabajos. el importe de los anticipos. Números generadores. Croquis. ni para los importes resultantes de los ajustes de costos del contrato o convenios que se generen durante el ejercicio presupuestal de que se trate. conforme a las políticas establecidas. según sea el caso. V. Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolverán y. IV.Para la amortización de los anticipos en los casos de rescisión del contrato. P. Avances de obra. el saldo por amortizar se reintegrará a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de veinte días naturales. cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación. sólo procederá al pago de las estimaciones previa autorización del titular de la dependencia ejecutora de la obra pública quien será el responsable de que junto a cada estimación.
(REFORMADO. conforme al programa originalmente pactado. utilizando los métodos y lineamientos que expida la Secretaría de la Contraloría General.. serán calculados conforme a los precios que investigue la contratante. conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato. conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o. el ajuste se aplicará a los costos directos. P.O. en caso de existir atraso no imputable al contratista.ARTICULO 41. emitirá la resolución que acuerde el aumento o reducción correspondiente.A cada obra que realicen los entes públicos deberá asignarse por escrito al menos un supervisor de la misma..Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. . 23 DE MARZO DE 2005) ARTICULO 42. considerando la fecha de iniciación hasta la fecha en que se puso a disposición del contratista el o los inmuebles. prorrogará la fecha de terminación de la obra en igual periodo. dichos costos podrán ser revisados.. Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista. serán responsabilidad directa de los supervisores de la obra. III. De los conceptos pagados no ejecutados que llegaren a determinarse por las autoridades competentes responderá directamente el titular de la dependencia responsable de la ejecución de la obra sin perjuicio de las responsabilidades en que directa o indirectamente. (REFORMADA.O. P. con respecto al programa vigente.. ARTICULO 44. 17 DE MAYO DE 1997) ARTICULO 43. procederá al ajuste de costo exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar. 17 DE MAYO DE 1997) II..Las dependencias y entidades pondrán oportunamente a disposición del contratista el o los bienes inmuebles en que deba llevarse a cabo la obra. el incumplimiento de esto. por acción o por omisión.Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en los costos de los insumos... respecto de la obra faltante por ejecutar.O.. P. La vigilancia.Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos.El procedimiento de ajuste de costos deberá pactarse en el contrato y se sujetará a lo siguiente: I. La contratante.Cuando incurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato. control y verificación de las obras. control y revisión de los trabajos.. pudieran incurrir quienes participen en la supervisión. (REFORMADO. que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado. atendiendo a lo acordado por las partes en el respectivo contrato.
a más tardar el tardar el último día hábil de cada mes. por cualquier causa justificada. le hayan sido entregados. así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos.. no rebasen el 25 por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato.. Dichas modificaciones no podrán. se establecerá el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente. en los términos del artículo 22 este convenio deberá ser autorizado por el titular de la dependencia o entidad de que se trate. dentro del programa de inversiones aprobado.La contratante podrá rescindir administrativamente los contratos de obra. ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley. lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión.Cuando se determine la suspensión de la obra o se rescinda el contrato por causas imputables a la contratante. rescisión administrativa o terminación anticipada de los contratantes de obra pública. ni impliquen variaciones substanciales al proyecto original. estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate. siempre que estos sean razonables. ARTICULO 47. De lo anterior. se notificará a las Secretarías de Obras y Servicios Públicos y Contraloría General del Estado a más tardar el último día hábil de cada mes. considerandos conjunta o separadamente. se deberá celebrar.. Si las modificaciones exceden del porcentaje indicado o varían substancialmente el proyecto.Las dependencias y entidades podrán. De las autorizaciones a que se refiere este artículo.. que en su caso. las dependencias y entidades informarán a las Secretaría de Obras y Servicios Públicos y Contraloría General del Estado. el contratante procederá a hacer efectiva las garantías y se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados. deberá observarse lo siguiente: I. afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales de la obra objeto del contrato original. un convenio adicional entre las partes respecto de las nuevas condiciones. modificar los contratos de obra pública mediante convenios. en modo alguno.En caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista.Las dependencias y entidades podrán suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada. En la suspensión. bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas. por una sola vez. ARTICULO 46..ARTICULO 45. así como los gastos no recuperables. . II. ésta pagará los trabajos ejecutados. por razones de interés general o por contravención de los términos del contrato o de las disposiciones de esta Ley. siempre y cuando estos. En el finiquito. hasta que se otorgue el finiquito correspondiente.
la contratante comunicará al contratista la suspensión. de este artículo..El contratista comunicará a la contratante la terminación de los trabajos que le fueron encomendados y ésta verificará que los trabajos estén debidamente concluidos dentro del plazo que se pacte expresamente en el contrato. de los vicios ocultos.Concluida la obra. En la fecha señalada. ARTICULO 48. Una vez que se haya constatado la terminación de los trabajos en los términos del párrafo anterior.Cuando concurran razones de interés general que den origen a la terminación anticipada del contrato. inspección y control.III. La parte contratante deberá retener el importe correspondiente a que se refiere el párrafo anterior en el momento del pago de cada una de las estimaciones de la obra. en las condiciones a que se refiere la fracción I. la contratante pagará al contratista los trabajos ejecutados. rescisión o terminación anticipada del contrato. cubrirán el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo. lo notificará a las Secretarias de Obras y Servicios Públicos y Contraloría General del Estado. mediante fianza equivalente al diez por ciento del monto total ejercido.El contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las . así como los gastos no recuperables. por el concepto de derechos por servicios de vigilancia. La contratante comunicará a las Secretarias de Obras y Servicios Públicos y la Contraloría General del Estado. el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior. y a más tardar el último día hábil de cada mes. P.. El contratista deberá garantizar durante un plazo de doce meses. la contratante procederá a su recepción dentro del plazo que para tal efecto se haya establecido en el contrato. en esta Ley y en el Código Civil para el Estado de Nayarit. el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma.O. ARTICULO 51. ARTICULO 49. 23 DE MARZO DE 2005) ARTICULO 50. (REFORMADO.. nombren representantes que asistan al acto. si lo estiman conveniente.. la contratante bajo su responsabilidad recibirá los trabajos y levantará el acta correspondiente. no obstante su recepción formal.. y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo. De ocurrir los supuestos establecidos en este artículo. la terminación de los trabajos e informará la fecha señalada para su recepción a fin de que.Los contratistas que celebren contratos de obra pública y de servicios con los entes públicos.
17 DE MAYO DE 1997) Previamente a la ejecución de estas obras. ANTES ART.autoridades competentes en materia de construcción. especificaciones. las dependencias o entidades emitirán el acuerdo respectivo y lo harán del conocimiento de la Secretaría de la Contraloría General del Estado a la que se le comunicará periódicamente sobre el avance físico.No quedan comprendidos dentro de los servicios relacionados con la obra pública. Formarán parte del acuerdo a que hace referencia el párrafo anterior.Cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 22. no podrán participar terceros como contratistas.Utilizar hasta un sesenta por ciento de mano de obra local que se requiera. (REFORMADA. planos. por lo que no podrán celebrarse contratos de servicios para tal objeto. Las responsabilidades. los gastos efectuados y la terminación de las obras.O. consistentes en maquinaria. las dependencias y entidades podrán realizar obra pública por administración directa. y III. (REFORMADO. los proyectos. y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia.. P.. P. DE E. será a cargo del contratista. En la ejecución de obra por administración directa... en lo conducente. seguridad y uso de la vía pública. 17 DE MAYO DE 1997) II. las disposiciones de esta Ley. independientemente de las modalidades que estos adopten. previamente a la ejecución de las obras por administración directa.O. (REFORMADO N. lo que invariablemente deberá contratarse por obra determinada. y podrán según el caso: I. programas de ejecución y suministro y el presupuesto correspondiente. La descripción pormenorizada de la obra que se deba ejecutar. equipo de construcción y personal técnico que se requiera para el desarrollo de los trabajos respectivos.O. Los órganos internos de control de las dependencias y entidades..Utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios que se requieran. los que tengan como fin la contratación y ejecución de la obra de que se trate por cuenta y orden de las dependencias y entidades. ARTICULO 52. P. verificarán que se cuente con los programas de ejecución.Alquilar hasta un treinta por ciento de la maquinaria y equipo de construcción que se requiera. así como a las disposiciones establecidas al efecto por la contratante. En la ejecución de obras por administración directa serán aplicables. siempre que posean la capacidad técnica y los elementos necesarios para tal efecto. de utilización de recursos humanos y de utilización de maquinaria y equipo de construcción. 55.. 17 DE MAYO DE 1997) ARTICULO 53. ..
en criterios de economía. ANTES ART.. enviará a las Secretarias de Obras y Servicios Públicos y Contraloría General del Estado. 53.Las dependencias y entidades. deberán fundarse.Se trate de obras de arte y derechos exclusivos.En las dependencias o entidades la ejecución de obras vía convenios con participación de los beneficiarios. la salubridad. bajo su responsabilidad. a mas tardar el último día hábil de cada mes. podrán contratar obra pública. deberá enviar a la Secretaría de Finanzas copia de los títulos de propiedad si los hubiere y los datos sobre localización y construcción de las obras públicas. los servicios públicos. eficacia.O. 17 DE MAYO DE 1997) ARTICULO 55.La dependencia o entidad. para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad Estatal.O. cuando: I. la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del Estado. a través de su procedimiento de invitación restringida. bajo su responsabilidad... la Secretaría de Obras y Servicios Públicos instrumentará los procedimientos complementarios necesarios. En el dictamen a que se refiere el artículo 35. DE E. ARTICULO 56.Peligre o altere el orden social. imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.(REFORMADO N. P.. con el fin de garantizar las mejores condiciones en la realización de las mismas. ARTICULO 57. deberá acreditar que la obra de que se trata se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 57 expresando. CAPITULO V DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PUBLICA. a través de un procedimiento de invitación restringida.. la dependencia o entidad. en su caso. ANTES ART. por .. un informe que se referirá a las operaciones autorizadas en el mes. DE E. (REFORMADO N. de entre los criterios mencionados. podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos de obra pública. P. En estos casos. las dependencias y entidades. II. acompañando copia del dictamen aludido en el párrafo anterior. a efecto de que se incluyan en los catálogos de inventarios de los bienes y recursos del Estado y. eficiencia. aquellos en que se funda el ejercicio de la opción. la economía. según las circunstancias que concurran en cada caso. 55.En los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevé el artículo 57. La opción que las dependencias y entidades ejerzan. como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales. 17 DE MAYO DE 1997) ARTICULO 54.
salvo que ello a su juicio. bajo su responsabilidad. En cualquier supuesto se convocará a la o las personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata. determinar las especificaciones correspondientes o elaborar el programa de ejecución.. en los que no sea posible precisar su alcance. VI. 17 DE MAYO DE 1997) ARTICULO 58.O... Las dependencias y entidades.Hasta un monto de cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco salarios mínimos correspondientes a la zona del Estado.casos fortuitos o de fuerza mayor. y VII. preferentemente invitarán a cuando menos tres contratistas.Las dependencias y entidades. mantenimiento. (REFORMADO.Licitación pública. que de realizarse bajo un procedimiento de licitación pública. restauración. que la dependencia o entidad contrate directamente con los habitantes beneficiarios de la localidad o del lugar donde deba ejecutarse la obra. o existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes. Se realicen por licitaciones públicas de un mismo concurso.Se trate de trabajos de conservación. P. así como con los recursos técnicos. II. podrán llevar a cabo obra pública a través del procedimiento de invitación a cuando menos tres contratistas o por adjudicación directa. IV. reparación y demolición de los inmuebles. .Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al contratista..Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente la mano de obra campesina o urbana marginada y..De cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco salarios mínimos hasta el monto de treinta y siete mil seiscientos cuarenta y cinco salarios mínimos correspondientes a la zona del Estado.. III..Adjudicación directa. sin que en ambas se hubiesen recibido proposiciones solventes.Cualquier monto que rebase treinta y siete mil seiscientos cuarenta y cinco salarios mínimos correspondientes a la zona del Estado. en cuyo caso utilizarán el procedimiento de adjudicación directa.. o con las personas morales o agrupaciones legalmente establecidas y constituidas por los propios habitantes beneficiarios..Se trate de obra.Invitación restringida. no resulte conveniente. pudiera afectar la seguridad del Estado.. cuando el importe de cada operación no exceda de los montos máximos que al efecto se establecen a continuación: I... establecer el catálogo de conceptos. V. cantidades de trabajo. financieros y demás que sean necesarios. y III.
.. Obras y Servicios Públicos y Contraloría General del Estado.La apertura de los sobres podrá hacerse sin la presencia de los correspondientes licitantes..La Secretaria de la Contraloría General del Estado en el ejercicio de sus facultades podrá realizar las visitas e inspecciones que juzgue pertinentes a las dependencias y entidades y verificar en cualquier tiempo. Para tal efecto. Asimismo. como mínimo. y VI. las dependencias y entidades conservarán en forma ordenada y sistemática toda la documentación comprobatoria de dichos actos y contratos. podrá solicitar de los servidores públicos de las mismas y de los contratistas en su caso..En las bases e invitación se indicarán. IV.Las Secretarias de Finanzas. II. . especialidad.ARTICULO 59.. ARTICULO 60.. se deberá contar con un mínimo de tres propuestas. contados a partir de la fecha de su recepción. que la obra se realice conforme a lo establecido en esta Ley o en otras disposiciones aplicables y a los programas y presupuestos autorizados.. III.Las demás disposiciones de la licitación pública que en lo conducente resulten aplicables. pero invariablemente se invitará a un representante del órgano de control de la dependencia o Entidad. cuando menos por un lapso de cinco años. condiciones y complejidad de los trabajos. establecerán la forma y términos en que las dependencias deberán remitir la información relativa a los actos y contratos materia de esta Ley. características. lo manifestarán por escrito y quedarán obligados a presentar su proposición. pueda realizar el control de la obra Pública. todos los datos e informaciones relacionados con las obras. Las dependencias y entidades proporcionarán todas las facilidades necesarias a fin de que la Secretaria de la Contraloría General del Estado. V.Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada operación atendiendo al monto. CAPITULO VI DE LA INFORMACION Y VERIFICACION.. ARTICULO 61.Para llevar a cabo la evaluación..Los interesados que acepten participar. los aspectos a que se refiere el artículo 25.El procedimiento de invitación restringida se sujetará a lo siguiente: I.
Cuando sean varios los responsables. excitativa o cualquier otra gestión efectuada por las mismas. . No se considerará que el cumplimiento es expontáneo (sic). III.. se observarán las siguientes reglas: I.No se impondrán sanciones o multas cuando se haya incurrido en la infracción por causa de fuerza mayor o de caso fortuito. ARTICULO 62. o cuando se observe en forma expontánea (sic) el precepto que se hubiese dejado de cumplir. visita.Quienes infrinjan las disposiciones contenidas en esta Ley o los lineamientos que en base a ella se dicten.La Secretaria de la Contraloría General del Estado impondrá las sanciones o multas conforme a los siguientes criterios: I. contados a partir de la fecha en que la Contraloría lo haga del conocimiento de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. se impondrá otra sanción o multa mayor dentro de los límites señalados en el artículo 62. exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes.. las condiciones del infractor y la conveniencia de destruir prácticas tendientes a infringir. II.. los hechos constitutivos de la infracción.Se comunicará por escrito al presunto infractor. las disposiciones de esta Ley o los lineamientos que se dicten en base a ella.... ARTICULO 66. serán sancionados por la Secretaria de la Contraloría General del Estado. cuando la omisión sea descubierta por las autoridades o medie requerimiento. para que dentro del término que para tal efecto se señale y que no podrá ser menor de diez días hábiles. con multa equivalente de cincuenta a trescientas veces de salario mínimo correspondiente a la zona del Estado.Los contratistas que se encuentren en el supuesto de las fracciones III a la VII del artículo 31. ARTICULO 65.. el cual no será menor de doce meses ni mayor de dos años.En el caso de que persista la infracción. ARTICULO 63.Tratándose de reincidencia..CAPITULO VII DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES.Se tomará en cuenta la importancia de la infracción. no podrán presentar propuesta ni celebrar contratos durante un plazo que será establecido por la Secretaria de la Contraloría General del Estado. en cualquier forma... independientemente de la aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.En el procedimiento para la aplicación de las sanciones o multas a que se refiere este capítulo. y IV. cada uno será sancionado con el total de la sanción o multa que se imponga. ARTICULO 64. se impondrán multas por cada día que transcurra.
. dentro de los diez días hábiles siguientes a aquel en que éste ocurra o el inconforme tenga conocimiento del acto impugnado. III. y se comunicará por escrito al afectado..La resolución que emita la Secretaria de la Contraloría General del Estado. deberán comunicarlo a las autoridades que resulten competentes conforme a la Ley. este artículo será aplicable en las rescisiones administrativas que lleven a cabo las dependencias y entidades por causas imputables a los contratistas. ARTICULO 69. ARTICULO 68.Las Secretaría de la Contraloría General del Estado..Las personas interesadas podrán inconformarse por escrito ante la Secretaria de la Contraloría General del Estado.Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior. y resolverá lo conducente. ARTICULO 67. son independientes de las de orden civil o penal. que en el ejercicio de sus funciones tengan conocimiento de infracciones a esta Ley o a las disposiciones que de ella deriven.. ARTICULO 71..Las responsabilidades a que se refiere la presente Ley.II. por los actos que contravengan las disposiciones que rigen la materia objeto de esta Ley.Los servidores públicos de las dependencias y entidades. se resolverá considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer... precluye para él o los interesados el derecho de inconformarse. Las dependencias y entidades proporcionarán a la Secretaria de la Contraloría General del Estado la información requerida para sus investigaciones. tendrá por consecuencia: . CAPITULO VIII DE LAS INCONFORMIDADES. sin perjuicio de la responsabilidad que proceda respecto de los servidores públicos que hayan intervenido.La resolución será debidamente fundada y motivada. de oficio o en atención a las inconformidades a que se refiere el artículo anterior.. contados a partir de la fecha en que se inicien. realizará las investigaciones correspondientes dentro de un plazo que no excederá de 45 días naturales. Transcurrido el plazo anterior.Tratándose de multas se remitirá el acuerdo a la Secretaría de Finanzas para su ejecución. ARTICULO 70. En lo conducente. sin perjuicio de que la Secretaría de la Contraloría pueda actuar en cualquier tiempo en términos de ley. que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos. y IV.
La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones legales aplicables. AGUIRRE RIVERA.. Secretario ROSALIO PARDO VIERA Dip. su Capital.La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial. o III. D A D O en la Sala de Sesiones "Benito Juárez" del H. Organo del Gobierno del Estado. en el escrito a que se refiere el artículo 69.. . ARTICULO SEGUNDO. estableciendo las directrices necesarias para que el mismo se realice conforme a la Ley. a los siete días del mes de abril de mil novecientos noventa y cinco. en términos de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit.La nulidad total del procedimiento. CAPITULO IX DEL RECURSO DE REVOCACION.La nulidad del procedimiento a partir del acto o actos irregulares. TRANSITORIOS. 17 DE AGOSTO DE 2002) ARTICULO 73.. La falta de protesta indicada será causa de desechamiento de la inconformidad.La declaración de improcedencia de la inconformidad.Contra las resoluciones y actos administrativos de las autoridades que contravengan lo previsto en este ordenamiento. bajo protesta de decir verdad.. el día 25 de julio de 1984. ARTICULO PRIMERO.. podrá interponerse el recurso administrativo de inconformidad o el juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa. (REFORMADO. II.I.Se abroga la Ley de Obra Pública contenida en el decreto número 6828 publicada en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado... Dip. Secretario LUIS ANDRES M. en Tepic. deberán manifestar. Presidente JUAN RAMON CERVANTES GOMEZ Dip. ARTICULO 72. P. los hechos que le consten relativos al acto o actos impugnados y acompañar la documentación que sustente su petición.El inconforme.O.
DE E. Organo de Gobierno del Estado. 17 DE MAYO DE 1997. P. Antonio Echevarría Domínguez. con excepción del Título Cuarto del ARTICULO PRIMERO de este decreto. someterá a la consideración del Congreso la lista de candidatos a magistrados. el cual entrará en vigor el tres de marzo del año 2003.. El Secretario General de Gobierno. 28 DE SEPTIEMBRE DE 2002) Tercero. C. ARTICULO UNICO. promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo de Nayarit.Los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit a más tardar el día quince del mes de febrero del año 2003 preverán lo conducente a efecto de elegir a su presidente. 28 DE SEPTIEMBRE DE 2002) Segundo. El artículo 71 a que se refiere el ARTICULO PRIMERO del presente decreto.El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de la fecha de su publicación en el Periódico Oficial.O.O. Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. P.. N. P.O. 28 DE SEPTIEMBRE DE 2002) Primero. a los diez días del mes de abril de mil novecientos noventa y cinco. en Tepic. sus correspondientes reglamentos para el cobro y aplicación de gastos de ejecución. a fin de que tanto el Poder Ejecutivo del estado como los Ayuntamientos expidan..O. convocar a los procesos de selección y contratación del .Y en cumplimiento de lo dispuesto en la Fracción II del Artículo 69 de la Constitución Política del Estado y para su debida observancia.P. antes de esta fecha. elaborar y aprobar su reglamento interior. su Capital. (REFORMADO.. (REFORMADO. 17 DE AGOSTO DE 2002 (REFORMADO. P.El presente decreto entrará en vigor a los cuarenta y cinco días siguientes al de su publicación en el Periódico Oficial. iniciará su vigencia el tres de marzo del año 2003. en los términos a que se hace referencia el artículo 135 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos. de conformidad con lo establecido en dicho artículo. a fin de que el Congreso proceda a su designación.O. P. A CONTINUACION SE TRANSCRIBEN LOS ARTICULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE REFORMAS A LA PRESENTE LEY.El Gobernador dentro de los primeros diez días del mes de noviembre siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.
P. En todo caso. el Ejecutivo del Estado deberá realizar la publicación por conducto del Periódico Oficial de al menos 2000 ejemplares para que se difundan entre todas las dependencias de la administración pública estatal. en la cual se habrán de ratificar sus acuerdos previos.O... (REFORMADO.demás personal.O. El Reglamento Interior y el calendario laboral del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit. en un plazo no mayor de 120 días contados a partir de la entrada en vigor de esta resolución. los Ayuntamientos y la población en general. su contenido se difunda ampliamente entre los servidores públicos estatales y municipales. se substanciarán de conformidad a las disposiciones legales anteriores al mismo. 28 DE SEPTIEMBRE DE 2002 . Asimismo. adecuarán sus reglamentos y demás ordenamientos a fin de que sean acordes a lo establecido por el mismo.El Congreso del Estado.. 28 DE SEPTIEMBRE DE 2002) Cuarto.El Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos del estado deberán prever que sus respectivos proyectos de leyes de ingresos del año 2003 y siguientes. así como entre la población en general de toda la entidad. en tanto no se modifique su contenido.. prevenir todo lo conducente para el inicio de su funcionamiento. dispondrán los recursos humanos y financieros para que a partir de la publicación de este decreto. una vez aprobados por los magistrados. Sexto.El Gobernador del Estado y el Congreso del Estado preverán lo conducente a efecto de incluir dentro del presupuesto de egresos del año 2003 las partidas suficientes que garanticen el adecuado funcionamiento del Tribal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit a partir de la fecha en que este mismo decreto se señalan Quinto. Séptimo.Los procedimientos y recursos administrativos que se encuentren en trámite al entrar en vigor esta resolución. En cualquier caso. una partida específica para el pago de la responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios en que pudieren incurrir sus servidores públicos. en coordinación con el Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos del estado. P. aprobar el calendario laboral del Tribunal y. se ajusten a lo establecido en el artículo 71 del ARTÍCULO PRIMERO de este decreto. la primera sesión de la sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Nayarit se llevará a cabo el día tres de marzo del año 2003. deberán publicarse debiendo iniciar su vigencia el día tres de marzo del año 2003. a partir del año 2003. realizarán las acciones necesarias para que en sus respectivos presupuestos de egresos se considere. Igualmente.
O. Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. ARTÍCULO PRIMERO. 23 DE MARZO DE 2005. 24 DE DICIEMBRE DE 2003. Los entes públicos comenzarán a realizar las retenciones correspondiente al derecho por Servicios de Vigilancia... Inspección y Control de la obra pública a cada una de las estimaciones que se paguen a partir de que hayan transcurrido quince días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. . P.El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial.El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial. ARTÍCULO SEGUNDO. P. Único.O. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial. Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit.UNICO. Organo de Gobierno del Estado.
Documents Similar To ley_obra_publica_de_nay
Licitación No. 0038
Vladimir Wilhelm GN
More From aroon15

References: artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 23
 artículo 1
e contrario
 artículo 57
 resolución 
 artículo 69
 artículo 29
 artículo 35
 artículo 44
 resolución 
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 35
 artículo 57
 artículo 57
 artículo 25
 artículo 62
 artículo 31
 resolución 
 resolución 
 artículo 69
 artículo 71
 Artículo 69
 artículo 135
 artículo 71