Source: http://docplayer.pl/12455512-Minister-rozwoju-zatwierdzam-minister-rozwoju-warszawa-2015-r.html
Timestamp: 2019-10-20 01:08:12+00:00

Document:
Minister Rozwoju. (ZATWIERDZAM) -/- Minister Rozwoju. Warszawa, 2015 r. - PDF
Download "Minister Rozwoju. (ZATWIERDZAM) -/- Minister Rozwoju. Warszawa, 2015 r."
1 Minister Rozwoju Wytyczne w zakresie kontroli w ramach obowiązków Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (ZATWIERDZAM) -/- Minister Rozwoju Warszawa, 2015 r. 1
2 Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW I TERMINÓW... 4 ROZDZIAŁ 1 PODSTAWA PRAWNA... 7 ROZDZIAŁ 2 ZAKRES WYTYCZNYCH... 7 ROZDZIAŁ 3 WARUNKI OGÓLNE... 8 ROZDZIAŁ 4 ROCZNY PLAN KONTROLI...10 Podrozdział 4.1 Metodologia doboru próby projektów do kontroli...13 ROZDZIAŁ 5 KONTROLA SYSTEMOWA...14 ROZDZIAŁ 6 WERYFIKACJA WYDATKÓW...17 Podrozdział 6.1 Weryfikacja wniosków o płatność beneficjenta...18 Podrozdział 6.2 Kontrole w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta...19 Podrozdział Kontrole krzyżowe...21 Sekcja Kontrole krzyżowe POIR...21 Sekcja Kontrole krzyżowe z projektami PROW / PO RYBY ROZDZIAŁ 7 - KONTROLE NA ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU...23 ROZDZIAŁ 8 KONTROLA TRWAŁOŚCI PROJEKTU...25 ROZDZIAŁ 9 KONTROLA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH...26 ROZDZIAŁ 10 PRZEPROWADZENIE KONTROLI DORAŹNYCH...28 ROZDZIAŁ 11 ETAPY PRZYGOTOWANIA I PROWADZENIA KONTROLI...28 Podrozdział 11.1 Pismo informujące o planowanej kontroli...28 Podrozdział 11.2 Powołanie zespołu kontrolującego...29 Podrozdział 11.3 Przygotowanie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli
3 Podrozdział 11.4 Przygotowanie listy sprawdzającej...30 Podrozdział 11.5 Przebieg kontroli...30 Podrozdział 11.6 Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli...31 Podrozdział 11.7 Archiwizacja dokumentacji z kontroli...33 ROZDZIAŁ 12 - SPRAWDZENIE WYKONANIA ZALECEŃ POKONTROLNYCH/REKOMENDACJI - PRZEPROWADZENIE REKONTROLI...33 ROZDZIAŁ 13 WARUNKI POSTĘPOWANIA W RAZIE PODEJRZENIA ZAISTNIENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI...34 ROZDZIAŁ 14 - WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DOKUMENTUJĄCYCH PROCES KONTROLI. 35 3
4 Wykaz skrótów i terminów 1) Lista skrótów i terminów: a) Beneficjent podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia ogólnego oraz podmiot, o którym mowa w art. 63 rozporządzenia ogólnego; b) IA Instytucja Audytowa; c) IK UP Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa; d) Instrument finansowy instrument, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy wdrożeniowej; e) IZ Instytucja Zarządzająca POIR; f) IP Instytucja Pośrednicząca w ramach POIR; g) IW Instytucja Wdrażająca w ramach POIR; h) KE Komisja Europejska; i) Kontrola planowa - kontrola przeprowadzona na podstawie zatwierdzonego Rocznego Planu Kontroli. Kontrola planowa może być przeprowadzona w ramach kontroli systemowej i kontroli w miejscu realizacji projektu; j) Kontrola w miejscu realizacji projektu - kontrola przeprowadzona przez instytucje zaangażowane w realizację POIR w zakresie realizacji projektu przez beneficjenta na podstawie umowy/decyzji o dofinansowanie projektu. Kontrola przeprowadzona w miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu, w siedzibie beneficjenta, mająca na celu ustalenie czy projekt jest rzeczywiście prawidłowo realizowany lub wykonany, a poniesione wydatki należycie udokumentowane. Kontrola w miejscu realizacji projektu dotyczy wszystkich typów projektów, w tym projektów konkursowych i pozakonkursowych oraz projektów pomocy technicznej. Kontrola w miejscu realizacji projektu może być przeprowadzona przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (tzw. kontrola ex ante projektu), w trakcie oraz po zakończeniu realizacji projektu (kontrola trwałości); 4
5 k) Kontrola systemowa kontrola w rozumieniu art. 22 ust 2. pkt 1 ustawy wdrożeniowej. l) Kontrola doraźna - kontrola przeprowadzona poza Planem Kontroli w wyniku otrzymania przez instytucję ją przeprowadzającą informacji o podejrzeniu powstania uchybień/nieprawidłowości w realizacji projektu lub w funkcjonowaniu systemu wdrażania; m) Kontrola krzyżowa kontrola w rozumieniu art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy wdrożeniowej. Kontrola prowadzona w odniesieniu do beneficjentów realizujących więcej niż jeden projekt w ramach programu operacyjnego/perspektywy finansowej, mająca na celu wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków; n) Kontrola na zakończenie realizacji projektu kontrola w rozumieniu art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy wdrożeniowej. Kontrola obligatoryjna przeprowadzana po złożeniu przez beneficjenta wniosku o płatność końcową, przed akceptacją tego wniosku i ostatecznym rozliczeniem projektu. Polega na sprawdzeniu na poziomie instytucji przeprowadzającej kontrolę, kompletności i zgodności z przepisami oraz właściwymi procedurami dokumentacji związanej z realizacją projektu, niezbędnej do zapewnienia właściwej ścieżki audytu. Fakultatywnie kontrola na zakończenie realizacji projektu może objąć również sprawdzenie efektu rzeczowego w miejscu realizacji projektu; o) Nieprawidłowość odpowiednio nieprawidłowość indywidualna w rozumieniu art. 2 pkt 36 rozporządzenia ogólnego lub nieprawidłowość systemowa w rozumieniu art. 2 pkt 38 rozporządzenia ogólnego; p) Porozumienie Porozumienie w sprawie realizacji POIR zawarte pomiędzy IZ a IP na podstawie art. 10 ust 1 albo porozumienie lub umowa zawarte pomiędzy IP a IW na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy wdrożeniowej; q) POIR Program Operacyjny Inteligentny Rozwój ; r) PO RYBY Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata ; s) PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ; 5
6 t) Rok obrachunkowy rok zdefiniowany w art. 2 pkt 29 rozporządzenia ogólnego tj. okres od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego; u) RPK Roczny Plan Kontroli; v) Rozporządzenie delegowane Komisji rozporządzenie Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego oraz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138 z , str.5); w) Rozporządzenie ogólne - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z , str. 320); x) Rozporządzenie wykonawcze Komisji rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z , str.1); y) SL2014 aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego; 6
7 z) Umowa o dofinansowanie umowa lub decyzja, o których mowa odpowiednio w art. 2 pkt 26 ustawy wdrożeniowej lub w art. 2 pkt 2 ustawy wdrożeniowej; aa) Ustawa wdrożeniowa - ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej (Dz. U. z 2014 poz. 1146, późn. zm.) bb) Weryfikacja wydatków - sprawdzenie dostarczenia produktów i usług współfinansowanych w ramach projektów, faktyczności poniesienia wydatków oraz ich zgodności z POIR, zasadami unijnymi i krajowymi. Kontrola dokonywana jest w szczególności na podstawie weryfikacji zestawień wydatków, dokumentów finansowych oraz w trakcie kontroli w miejscu realizacji projektu. Rozdział 1 Podstawa prawna 1) Niniejsze Wytyczne dla POIR zostały opracowane na podstawie art. 7 ust 1. ustawy wdrożeniowej. 2) Do procesu kontroli w ramach POIR zastosowanie mają następujące akty prawne: a) rozporządzenie ogólne; b) rozporządzenie delegowane Komisji; c) rozporządzenie wykonawcze Komisji; d) ustawa wdrożeniowa; e) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata Rozdział 2 Zakres wytycznych 1) Niniejsze wytyczne określają szczegółowe warunki kontroli, za przeprowadzanie, których odpowiedzialne są IP i IW dla POIR. W wytycznych przedstawiono najważniejsze procesy kontrolne i określono podstawowe obowiązki poszczególnych instytucji, w tym w zakresie opracowania procedur. W sprawach nieokreślonych w treści niniejszych wytycznych, stosuje się postanowienia aktualnych Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata
8 Rozdział 3 Warunki ogólne 1) Zadania związane z kontrolą POIR realizowane są przez IP, IW. Podział zadań pomiędzy poszczególnymi instytucjami definiuje porozumienie lub umowa, na podstawie której następuje delegacja zadań związanych z realizacją kontroli, które obejmują: a) kontrole systemowe, b) weryfikacje wydatków weryfikacja wniosków o płatność beneficjenta, kontrole w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta, kontrole krzyżowe, c) kontrole na zakończenie realizacji projektu, d) kontrole trwałości. 2) Kontrole w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta, kontrole krzyżowe, kontrole na zakończenie realizacji projektu oraz kontrole trwałości podlegają rejestracji w SL2014 tylko w sytuacji sporządzenia informacji pokontrolnej, o której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy wdrożeniowej. W przypadku przeprowadzenia kontroli przez podpisaniem umowy o dofinansowanie, kontrola rejestrowana jest w SL2014 w późniejszym terminie po podpisaniu umowy o dofinansowanie. 3) Podział funkcji i zadań delegowanych przez IZ do IP określa porozumienie, o którym mowa w art. 10 ust 1 ustawy wdrożeniowej. Porozumienie deleguje z IZ do IP zadania przeprowadzania kontroli systemowych w IW, weryfikację wydatków i kontrole na zakończenie realizacji projektów, kontrole trwałości oraz kontrole krzyżowe, a także kontrole zdolności administracyjnej wnioskodawców i beneficjentów projektów wyłanianych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym. Delegując zadania z zakresu kontroli do IP, IZ zachowuje prawo dokonywania kontroli systemowych w IP i IW, a także kontroli w miejscu realizacji projektu. 4) Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy wdrożeniowej, IZ lub - za zgodą tej instytucji IP lub IW, mogą zlecać innym podmiotom usługę przeprowadzenia kontroli, z wyłączeniem usług polegających na prowadzeniu kontroli systemowych. Nabycie przedmiotowej usługi 8
9 odbywa się w rygorach obowiązującego prawa, w szczególności zasad udzielania zamówień publicznych. 5) Przeprowadzenie kontroli przez inny podmiot wymaga każdorazowo zgody IZ. 6) Instytucja dokonująca zlecenia usługi przeprowadzenia kontroli innym podmiotom odpowiada za jej należyte wykonanie. 7) Podział realizowanych zadań pomiędzy IP i IW określa zawarte porozumienie lub umowa, na mocy której IP może delegować na IW przeprowadzanie kontroli projektów oraz weryfikację wydatków na podstawie wniosków o płatność i dokumentów poświadczających poniesione wydatki. 8) W sytuacji gdy, instytucja nie jest w stanie zapewnić wystarczającej liczby pracowników do kontroli ze względu na liczbę projektów, IW/IP może zlecić przeprowadzanie kontroli w miejscu realizacji projektu podmiotowi zewnętrznemu. Instytucja taka zobowiązana jest poinformować o tym odpowiednio IP lub IZ. 9) Zlecając zadania kontroli realizacji projektów podmiotom zewnętrznym, IW/IP ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację powierzonych zadań. 10) Osoby wykonujące czynności kontrolne w IP/IW powinny posiadać w opisie stanowiska i w zakresie czynności wykonywanie takich zadań. 11) IP/IW odpowiadająca za przeprowadzenie kontroli powinna zapewnić w ramach struktury organizacyjnej możliwość wykonywania kontroli w zespołach co najmniej dwuosobowych. 12) IP/IW, która stwierdzi w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych nieprawidłowość, jest zobowiązana do postępowania zgodnie z: a) stosowną procedurą zatwierdzaną przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej określającą zadania poszczególnych podmiotów odpowiedzialnych za informowanie KE o nieprawidłowościach i terminach ich realizacji oraz ustanawiającą zasady współpracy między tymi podmiotami, a także przedstawiającą tryb i zakres przekazywanych informacji, stosownie do wymogów Komisji Europejskiej, w tym systemu IMS (Irregularity Management System), 9
10 b) wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata , c) szczegółowymi zasadami obowiązującymi w POIR. 13) Kontrole przeprowadzane przez IP/IW są realizowane z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.`). ROZDZIAŁ 4 Roczny Plan Kontroli 1) IP, na podstawie zawartego z IZ porozumienia, zobowiązana jest do sporządzenia Rocznego Planu Kontroli, zwanego dalej RPK, obejmującego kontrole systemowe, kontrole w miejscu realizacji projektu (w tym projektów wybieranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym oraz Pomocy Technicznej), kontrole trwałości oraz weryfikację wydatków i przekazania go do IZ wraz z RPK IW. 2) RPK przygotowywany jest na okres roku obrachunkowego, tj. od 1 lipca do 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego. 3) IP zobowiązana jest przedstawiać roczne plany kontroli do IZ w terminie do 15 kwietnia roku, w którym rozpoczyna się rok obrachunkowy ujmowany w planie. 4) IW zobowiązana jest przedstawiać roczne plany kontroli projektów na miejscu do akceptacji IP w terminie do 1 kwietnia roku, w którym rozpoczyna się rok obrachunkowy ujmowany w planie. 5) Plany kontroli IP i IW zatwierdzane są przez IZ, która opracowuje RPK POIR i przekazuje do akceptacji IK UP. 6) IZ informuje IP o akceptacji przekazanych RPK oraz aktualizacji planów kontroli niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez IK UP. 7) RPK składa się z następujących części: a) opis uwarunkowań prowadzenia procesu kontroli w danym roku obrachunkowym, b) plan kontroli systemowych, c) warunki kontroli projektów. 10
11 8) Opis uwarunkowań, o których mowa w pkt 7 lit. a zawiera: a) zwięzły opis struktury instytucjonalnej, w ramach której przeprowadzana jest kontrola, w tym liczba osób i etatów zaangażowanych w proces kontroli (łącznie w proces weryfikacji wniosków o płatność, kontroli systemowych, kontroli w miejscu realizacji projektu, kontroli krzyżowych, kontroli procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych i innych kontroli) w podziale na instytucje zaangażowane w proces kontroli w ramach POIR, b) krótki opis dokumentów, w których w ramach POIR ujęto procedury związane z realizacją kontroli (dodatkowo omówienie zakresu tych regulacji), c) w przypadku wyboru procesów do kontroli systemowej opis metodyki doboru tych procesów, d) założenia metodyki: doboru próby dokumentów do kontroli wniosków o płatność, doboru próby projektów do kontroli w miejscu realizacji projektu lub siedzibie beneficjenta, w tym kontroli trwałości, doboru do kontroli projektów pozakonkursowych, zintegrowanych, partnerskich, hybrydowych lub grantowych w miejscu ich realizacji lub w siedzibie beneficjenta jeśli metodyka w tym zakresie została przygotowana odrębnie od metodyki doboru próby projektów do kontroli. 9) Plan kontroli systemowych, o którym mowa w pkt 7 lit. b zawiera informacje w następującym układzie: kwartał, Instytucja kontrolująca, Instytucja kontrolowana, kontrolowane procesy, czas trwania kontroli, liczebność zespołu kontrolnego, informacje dodatkowe. 10) Dodatkowo, plan kontroli systemowych zawiera informację dotyczącą planowanych realizacji kontroli umów o finansowanie, o których mowa w rozdziale 9 wytycznych. 11) Warunki kontroli projektów, o których mowa w pkt 7 lit. c, zawierają co najmniej: a) określenie wielkości próby projektów (liczba i odsetek projektów) do kontroli, zgodnie z przyjętą metodyką, o której mowa w pkt 8 lit. d tiret drugie i trzecie, 11
12 b) informacje na temat planowanego zlecania działań kontrolnych podmiotom zewnętrznym w danym roku (w tym orientacyjna liczba planowych do zlecenia kontroli), c) opis fakultatywnych procesów kontroli realizowanych w ramach POIR. 12) Przy tworzeniu RPK należy zwrócić uwagę, by obejmował on wszystkie uruchomione działania/poddziałania POIR leżące w zakresie kompetencji IP i IW. Kontroli powinny zostać poddane projekty realizowane w ramach każdego z wdrażanych działań. Należy unikać sytuacji, w której preferowane będzie dane działanie/poddziałanie lub dany rodzaj projektów. 13) IW są zobowiązane do przekazywania do IP w trybie kwartalnym informacji na temat wykonania RPK wraz z wykazem przeprowadzonych kontroli na miejscu w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale kalendarzowym, którego dotyczą kontrole ujęte w wykazie. 14) IP są zobowiązane do przekazywania do IZ w trybie kwartalnym informacji na temat wykonania RPK IP i IW wraz z elektroniczną wersją wykazu przeprowadzonych kontroli w ramach realizowanych osi priorytetowych (w tym kontroli projektów przeprowadzonych przez IW) w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale kalendarzowym, którego dotyczą kontrole ujęte w wykazie. Wykaz przeprowadzonych kontroli powinien zawierać aktualne dane na dzień jego sporządzenia w odniesieniu do wyników kontroli przeprowadzonych w danym kwartale. IP upewnia się, czy informacje zawarte w wykazie są zgodne z danymi zamieszczonymi w SL2014 i informuje o tym fakcie IZ. 15) Jeżeli IP lub IW nie wykona planu kontroli w danym kwartale, zobowiązana jest do przekazania wraz z kwartalnym wykazem przeprowadzonych kontroli, wyjaśnienia przyczyn dla których nie zrealizowano planu. 16) Wykaz przeprowadzonych kontroli w formie tabelarycznej powinien zawierać następujące informacje: nazwa działania/poddziałania, numer projektu, nazwę beneficjenta lub instytucji (w przypadku kontroli systemowej), rodzaj kontroli (systemowa, trwałość, projektu w miejscu realizacji projektu, na zakończenie), tryb kontroli (planowa, doraźna), termin przeprowadzenia kontroli, numer umowy o dofinansowanie, numery wniosków o płatność objętych kontrolą, wynik przeprowadzonej kontroli (ustalenia, stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości, brak 12
13 nieprawidłowości), zalecenia pokontrolne (finansowe/inne) wraz z terminem wprowadzenia zaleceń oraz stanem ich wdrożenia. 17) IP i IW mogą dokonywać aktualizacji RPK. Zaproponowane zmiany mogą dotyczyć jedynie kolejnego półrocza obejmującego dany RPK. Zmieniony RPK przekazywany jest przez IP do akceptacji IZ w terminie do 20 stycznia po zakończeniu roku kalendarzowego. 18) IP zobowiązana jest do przekazywania do IZ kopii ostatecznej wersji informacji pokontrolnych z przeprowadzonych przez IP kontroli systemowych wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi oraz pisemną informacją na temat wprowadzenia zaleceń IP przez instytucje kontrolowane, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania z instytucji kontrolowanej podpisanej informacji pokontrolnej lub informacji o realizacji zaleceń pokontrolnych. 19) IP i IW zobowiązane są do przekazywania do IZ wszystkich wyników kontroli przeprowadzonych przez inne jednostki kontrolne w zakresie realizacji POIR w terminie 10 dni od dnia ich otrzymania. Podrozdział 4.1 Metodologia doboru próby projektów do kontroli 1) IW na podstawie zadań delegowanych na mocy zawartego porozumienia/umowy z IP zobowiązana jest do przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji projektu w oparciu o metodologię doboru próby umieszczoną w RPK. 2) IP wraz z IW ustalają metodologię doboru próby projektów do kontroli w miejscu realizacji projektu. Metodologia powinna opierać się na analizie ryzyka przy czym jednym z elementów ryzyka powinien być wynik z przeprowadzonej analizy ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych. Przyjęta metodologia doboru próby projektów na miejscu zostanie zamieszczona w RPK IP i IW, które podlegają zatwierdzeniu przez IZ. 3) W razie stwierdzenia nieprawidłowości lub opóźnień w realizacji projektu powinny zostać podjęte odpowiednie działania w postaci przeprowadzenia kontroli doraźnej w miejscu realizacji projektu. W przypadku gdy, nieprawidłowości nie stwierdzono a beneficjent wywiązuje się ze wszystkich określonych w umowie/decyzji o dofinansowanie obowiązków, a projekt przewidziano w planie kontroli, kontrola 13
14 w miejscu realizacji projektu powinna być przeprowadzona w okresie realizacji projektu i nie później niż przed dokonaniem płatności końcowej. 4) Zalecane jest zastosowanie analizy ryzyka jako metody doboru próby. W przypadku zastosowania tej metody, każda z IW lub IP powinna opracować listę czynników ryzyka, dla których zostaną przypisane wagi. Przy tworzeniu listy czynników ryzyka jako narzędzia pomocniczego do wyboru projektów do kontroli, należy zwrócić uwagę na cały cykl życia projektu i określić potencjalne ryzyka jakie mogą wystąpić na każdym etapie. W związku z tym należy uwzględnić: rodzaj projektu, formę prawną beneficjenta, doświadczenie beneficjenta w realizacji projektów, liczbę podmiotów zaangażowanych w realizację projektu (projekty partnerskie), całkowity budżet projektu, wysokość środków publicznych, złożoność projektu, rodzaj płatności, czas trwania projektu, zaangażowanie środków publicznych w finansowanie działalności beneficjenta oraz czy beneficjent POIR realizuje projekt w ramach innych Programów Operacyjnych na lata (PROW /PO RYBY ). Po przeprowadzeniu analizy wymagane jest określenie liczby projektów, które zostaną poddane kontroli w danym roku. Przy wyborze projektów do kontroli należy brać pod uwagę średnią wagę ryzyka dla poszczególnego projektu, wynikającą z sumy ocen poszczególnych czynników. W tym celu podawane jest kryterium progowe odnoszące się do średniej wagi ryzyka wraz z uzasadnieniem wyboru takiego progu. 5) Za opracowanie metodologii doboru próby dokumentów do kontroli wniosków o płatność odpowiada instytucja, która podpisała umowę o dofinansowanie z beneficjentem, biorąc pod uwagę specyfikę nadzorowanych projektów. Rozdział 5 Kontrola systemowa 1) Przeprowadzenie kontroli systemowych ma na celu sprawdzenie funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w instytucjach zaangażowanych we wdrażanie POIR, w zakresie zadań realizowanych przez instytucje na podstawie zawartych z IP porozumień lub umowy. 2) Kontrola systemowa prowadzona jest pod kątem prawidłowości, efektywności i zgodności z prawem funkcjonowania systemu i realizowania delegowanych zadań. 3) Zakres kontroli systemowej obejmuje w szczególności sprawdzenie: 14
15 a) Zgodności procesu wyboru projektów konkursowych i pozakonkursowych oraz zawierania umów o dofinansowanie z: i. POIR, ii. Szczegółowym opisem osi priorytetowych POIR , iii. iv. Wytycznymi horyzontalnymi zatwierdzonymi przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, kryteriami wyboru projektów, zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący dla POIR, v. procedurami wewnętrznymi jednostki kontrolowanej, vi. innymi dokumentami, mającymi zastosowanie. b) Zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad prawidłową realizacją projektów, w tym: i. weryfikacje wniosków o płatność i zatwierdzania wydatków, ii. iii. iv. monitorowanie postępów z realizacji umów o dofinansowanie, przekazywanie środków na realizację projektów, funkcjonowanie właściwego systemu kontroli projektów na miejscu, v. realizacja obowiązków w zakresie rejestrowania i odzyskiwania środków oraz informowania o nieprawidłowościach, vi. vii. zgłaszanie nadużyć finansowych lub podejrzeń wystąpienia korupcji, realizacja zadań związanych z zamykaniem projektów. c) Weryfikacji i poświadczania osi priorytetowej/działania, w tym przygotowywania deklaracji i poświadczenia wydatków oraz przekazywania dokumentów niezbędnych do sporządzenia przez IZ rocznego zestawienia wydatków oraz deklaracji zarządczej i rocznego podsumowania. d) Monitorowania postępów w realizacji celów osi priorytetowej/działania, w tym przygotowywania prognoz wydatków w ramach osi priorytetowej/działania. 15
16 e) Osiągania celów pośrednich i końcowych Osi Priorytetowej/Działania określonych w POIR w formie wskaźników produktu i finansowych oraz kluczowych etapów wdrażania, oraz celów końcowych określonych dla wskaźników rezultatu. f) Prowadzenia ewaluacji Osi Priorytetowej/Działania w oparciu o Plan Ewaluacji POIR g) Zachowania właściwej ścieżki audytu dla realizowanych procesów oraz przestrzegania zasad archiwizacji dokumentów. h) Poprawności realizacji zadań z zakresu promocji i informacji. i) Prawidłowości i kompletności danych wprowadzanych do SL ) IP na podstawie zawartego porozumienia z IZ przeprowadza kontrole systemowe w IW w zakresie opisanym w pkt 2 oraz w zakresie istnienia informatycznego systemu rejestracji i przechowywania zapisów księgowych dla każdego projektu a także, w zakresie gromadzenia danych na temat wdrażania, niezbędnych do zarządzania finansowego, monitorowania, weryfikacji, audytu i oceny. IP/IW zapewniają, że dane wprowadzane do SL2014 są zgodne z dokumentami źródłowymi. IP podczas kontroli systemowej w IW dokonuje sprawdzenia jakości danych pod kątem ich zgodności z dokumentacją na podstawie wyrywkowej próby dokumentów oraz weryfikuje sposób dokonywania poprawy jakości danych rejestrowanych w SL ) Kontrola systemowa prowadzona przez IP powinna zweryfikować, czy IW upewnia się, że beneficjenci lub inne podmioty uczestniczące w realizacji projektu, utrzymują odrębny system księgowy lub odpowiedni kod księgowy dla wszystkich transakcji związanych z projektem, a także czy w IW funkcjonuje ścieżka audytu. Kontrola systemowa powinna także obejmować swoim zakresem prawidłowość wyboru projektów do kontroli, zgodnie z zatwierdzoną metodologią doboru próby w RPK. 6) W celu weryfikacji prawidłowości realizacji zadań IZ może przeprowadzać kontrole projektów nadzorowanych przez daną IP. Kontrole projektów mogą być prowadzone również na miejscu. 7) Wymagane jest przeprowadzenie przez IP co najmniej jednej kontroli systemowej w roku obrachunkowym w każdej IP/IW, do której delegowane są zadania. Kontrole systemowe prowadzone są co do zasady w siedzibie kontrolowanej IP /IW. Kontrola 16
17 systemowa powinna w każdym roku obrachunkowym objąć zakresem wszystkie procesy, w jakich dana instytucja bierze udział. 8) Informacje o kontrolach systemowych stanowią obowiązkowy element RPK. 9) Kontrole systemowe prowadzone są z wykorzystaniem listy sprawdzającej. 10) Kontrole systemowe nie podlegają rejestracji w SL ) W sytuacji stwierdzenia nieprawidłowej realizacji przez IW powierzonych zadań, zwłaszcza nieprzestrzegania przez tę instytucję przepisów prawa lub działania niezgodnie z systemem realizacji POIR, IP, podejmuje następujące działania: a) wydaje rekomendacje, wskazujące uchybienia, które powinny być usunięte oraz wskazuje termin ich usunięcia; b) zobowiązuje instytucję IW do podjęcia określonych działań naprawczych służących usunięciu uchybień oraz wskazuje termin ich wykonania. 12) Informacja pokontrolna z kontroli systemowej, w ramach której stwierdzono: a) nieprawidłowość indywidualną podlegającą zgłoszeniu do KE, b) nieprawidłowość systemową, c) uchybienie nie stwierdzone wcześniej i mogące mieć charakter horyzontalny poprzez prawdopodobieństwo jego wystąpienia w innych programach operacyjnych, przekazywana jest przez IZ do wiadomości IK UP oraz IA. W przypadku wydania zaleceń pokontrolnych przekazywana jest również informacja o wdrożeniu rekomendacji do ww. instytucji. Rozdział 6 Weryfikacja wydatków 1) Proces weryfikacji wydatków obejmuje: a) weryfikację wniosków beneficjenta o płatność, b) kontrolę w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta, c) kontrolę krzyżową. 17
18 Podrozdział 6.1 Weryfikacja wniosków o płatność beneficjenta 1) Wniosek o płatność, w ramach którego beneficjent: a) wnioskuje o przekazanie dofinansowania w formie zaliczki lub refundacji, b) wykazuje wydatki poniesione na realizację projektu, c) przekazuje informację o postępie realizacji projektu oraz dokumenty niezbędne do rozliczenia projektu określone w umowie o dofinansowanie, są składane przez beneficjenta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 2) W przypadku gdy z powodów technicznych złożenie dokumentów, o których mowa w pkt 1, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego nie jest możliwe, beneficjent, za zgodą IP/IW, składa je w inny sposób wskazany przez te instytucje. 3) Celem weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność jest potwierdzenie kwalifikowalności wydatków, które zostały w tym wniosku ujęte w celu ich dofinansowania z POIR. Instytucje kontrolujące wnioski są obowiązane, w szczególności, do sprawdzenia w trakcie tej weryfikacji, czy: a) wniosek o płatność został przekazany w wymaganej formie, b) wniosek o płatność został prawidłowo wypełniony od strony formalnej, c) wydatki ujęte we wniosku o płatność, przedstawione do refundacji lub rozliczenia, są wydatkami kwalifikowalnymi, d) wniosek o płatność jest poprawny od strony rachunkowej. 4) Weryfikacji podlega każdy złożony przez beneficjenta wniosek o płatność wraz z załącznikami, w tym dokumentami poświadczającymi prawidłowe poniesienie wydatków ujętych w tym wniosku. 5) Weryfikacja wniosku o płatność obejmuje sprawdzenie wszystkich lub wybranych na podstawie przyjętej metodologii doboru próby dokumentów poświadczających poniesione wydatki. Weryfikacji wydatków dokonują IP/IW zgodnie z zawartym porozumieniem lub umową. 18
19 6) Dopuszcza się możliwość weryfikacji próby dokumentów poświadczających prawidłowość wydatków ujętych we wniosku o płatność. W takiej sytuacji, IP/IW przygotowuje w formie pisemnej metodykę doboru próby dokumentów do kontroli wniosku o płatność, wraz z jej uzasadnieniem. Założenia dotyczące metodyki doboru dokumentów przy weryfikacji wniosku o płatność ujmowane są w RPK POIR. Co najmniej raz w roku obrachunkowym założenia te podlegają przeglądowi a metodyka ewentualnej aktualizacji. 7) Należy weryfikować całość dokumentacji przetargowej w ramach zamówień publicznych powyżej progów unijnych. 8) Weryfikacja wniosków o płatność składa się z podstawowych etapów: a) Wniosek o płatność wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentacją przekazywany jest przez beneficjenta do właściwej instytucji określonej w pkt 2, b) w terminie określonym umową/decyzją o dofinansowanie przeprowadzana jest weryfikacja, o której mowa w pkt 1 wszystkich lub wybranych dokumentów poświadczających wydatki według przyjętej metodologii, c) dane z wniosku o płatność oraz wynik weryfikacji rejestrowany jest w SL ) Weryfikacja wniosku o płatność dokonywana jest zgodnie z zasadą dwóch par oczu. 10) Po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność (a w przypadku wniosku o płatność końcową także po pozytywnym wyniku kontroli na zakończenie realizacji projektu) następuje refundacja wydatków poniesionych przez beneficjenta lub wypłata kolejnej transzy zaliczki ze środków POIR. 11) Weryfikacja wniosku o płatność przekazywanego do IP/IW dokonywana jest w oparciu o listę sprawdzającą do wniosku o płatność. Podrozdział 6.2 Kontrole w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta 1) Przeprowadzanie kontroli w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta w zakresie weryfikacji poniesionych wydatków polegać ma na sprawdzeniu, czy produkty i usługi współfinansowane w ramach projektów zostały rzeczywiście dostarczone, roboty budowlane wykonane a zadeklarowane wydatki zostały faktycznie poniesione zgodnie 19
20 z zawartą umową/decyzją o dofinansowanie projektu. Ponadto, weryfikacja wydatków podczas kontroli w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta realizacji projektu ma na celu sprawdzenie spójności informacji zawartych we wnioskach o płatność i sprawozdaniach ze stanem faktycznym oraz zgodności poniesienia wydatków z przepisami prawa unijnego i krajowego. Kontrole w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta przeprowadzają IP oraz IW w zakresie delegowanych zadań. 2) Przeprowadzenie kontroli w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta ma na celu również potwierdzenie, że beneficjent zobowiązany przy wyborze wykonawcy projektu do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, prawidłowo przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia i dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. W przypadku zaś beneficjentów niezobowiązanych do stosowania przepisów powyższej ustawy, że dokonali wyboru najkorzystniejszej oferty z poszanowaniem zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równości oferentów. 3) W trakcie wykonywania czynności kontrolnych można przeprowadzić oględziny zgodnie z wymogami art. 23 ust. 8 i 9 ustawy wdrożeniowej. 4) Kontrole, o których mowa w pkt 2, realizowane są na podstawie pisemnego, imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. 5) Kontrole w miejscu realizacji projektu ich realizacji lub w siedzibie beneficjenta mogą być prowadzone na próbie projektów, z zachowaniem zasady proporcjonalności, o której mowa w art. 125 ust. 5 rozporządzenia ogólnego. 6) Informacje o wykrytych nieprawidłowościach są przekazywane zgodnie z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 13 wytycznych. 7) W przypadku sporządzenia zaleceń pokontrolnych przez instytucję kontrolującą, sposób ich realizacji podlega monitorowaniu poprzez weryfikację korespondencyjną na podstawie przekazanych przez beneficjenta dokumentów lub poprzez kontrolę sprawdzającą w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta. Decyzję dotyczącą sposobu weryfikacji zaleceń pokontrolnych podejmuje instytucja kontrolująca, biorąc pod uwagę charakter tych zaleceń. 8) Informacje na temat przeprowadzonej kontroli oraz informacje na temat stwierdzonych w trakcie tej kontroli nieprawidłowości podlegają rejestracji w SL
21 Podrozdział Kontrole krzyżowe 1) Kontrole krzyżowe POIR prowadzone są przez IZ na warunkach określonych w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych ma lata w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym. 2) Celem kontroli krzyżowej programu jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach jednego Programu Operacyjnego. 3) IP i IW uczestniczą w procesie kontroli krzyżowej w zakresie współpracy z IZ na etapie gromadzenia danych niezbędnych do przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz w przypadku stwierdzenia przez IZ wystąpienia podwójnego finansowania wydatków w ramach POIR. 4) Ze względu na cele kontroli krzyżowej wyróżnia się: a) kontrolę krzyżową POIR, której celem jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach POIR, b) kontrole krzyżowe z projektami PROW /PO RYBY , której celem jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach POIR. Sekcja Kontrole krzyżowe POIR 1) Kontrole krzyżowe POIR prowadzone są w odniesieniu do beneficjentów realizujących więcej niż jeden projekt w ramach POIR. 2) Za realizację kontroli, o której mowa w pkt 1 odpowiada IZ, która może powierzyć realizację kontroli podmiotowi zewnętrznemu. 3) Kontrole krzyżowe prowadzone są na próbie 5% beneficjentów spełniających warunek określony w pkt 1, losowanej w każdym kwartale roku kalendarzowego. 4) Kontrola polega na weryfikacji danych zamieszczonych w SL2014 dotyczących wydatków przedłożonych przez beneficjentów do rozliczenia we wnioskach o płatność. Identyfikacja wydatków następuje na podstawie numerów NIP wystawców dokumentów finansowo-księgowych. 21
22 5) Współpraca w ramach czynności kontrolnych polega na przekazywaniu przez IP/IW na wniosek IZ: a) zestawień dokumentów finansowo-księgowych potwierdzających poniesienie wydatków objętych wnioskiem w formacie XLS, b) poświadczonych kopii dokumentów finansowo-księgowych, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie podwójnego finansowania w ramach POIR. 6) W zakresie przekazywania zestawień dokumentów poświadczających poniesienie wydatków objętych wnioskiem w formacie XLS strony korespondują i przekazują niezbędne dane za pośrednictwem poczty elektronicznej. IP/IW przekazują dane do kontroli w terminie 5 dni od daty otrzymania informacji w tym zakresie wraz z informacją o zgodności danych z danymi zawartymi w SL ) W przypadku wymogu przekazania kopii dokumentów finansowo-księgowych, co do których zachodzi podejrzenie podwójnego finansowania, IP/IW przesyła je w terminie 20 dni roboczych za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz pocztą tradycyjną. 8) W sytuacji otrzymania informacji o wykryciu przez IZ podwójnego finansowania wydatków właściwa IP/IW kwalifikuje powstałą nieprawidłowość oraz podejmuje działania mające na celu odzyskanie kwot nienależnie wypłaconych. IZ lub podmiot zewnętrzny, działający w imieniu IZ, informuje właściwe IP także o wszystkich przypadkach stwierdzenia oczywistych omyłek pisarskich w dokumentach potwierdzających poniesienie wydatków. IP dokonuje odpowiednich korekt danych zamieszczonych w SL Sekcja Kontrole krzyżowe z projektami PROW / PO RYBY ) Kontrole krzyżowe horyzontalne z projektami PROW /PO RYBY prowadzone są podczas kontroli w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta. Celem kontroli jest wykrywanie podwójnego finansowania wydatków pomiędzy POIR a ww. programami. 2) Kontrole krzyżowe horyzontalne z projektami PROW / PO RYBY prowadzone są przez IP/IW podczas kontroli w miejscu realizacji projektu uwzględnionych w RPK na podstawie analizy ryzyka. Metodologia doboru próby 22
23 projektów do kontroli uwzględnia jako jeden z czynników ryzyka fakt realizacji przez beneficjenta POIR innego projektu w ramach PROW oraz PO RYBY ) Jeżeli opracowana, przez jednostkę kontrolującą, metodologia doboru próby przewiduje przypisanie zdefiniowanym czynnikom kilkustopniowej wagi ryzyka, należy przyjąć, że dodatkowy czynnik ryzyka jakim jest fakt realizowania projektów w ramach POIR z projektami PROW oraz PO RYBY powoduje przypisanie temu czynnikowi maksymalnej wagi ryzyka. 4) Projekty będą podlegać kontroli bez względu na wynik przeprowadzonej analizy ryzyka w przypadku, gdy dla każdej jednostki kontrolującej liczba beneficjentów realizujących projekty we wszystkich programach będzie mniejsza lub równa 5 podmiotom. 5) W przypadku zastosowania innej metodologii doboru próby, kontrolą krzyżową z projektami PROW / PO RYBY powinny zostać objęci wszyscy beneficjenci realizujący projekty jednocześnie w ramach POIR z projektami PROW oraz PO RYBY ) IZ przekazuje do IP/IW wykaz beneficjentów realizujących projekty w ramach PROW /PO RYBY Na tej podstawie IP/IW identyfikują beneficjentów oraz uwzględniają w analizie ryzyka. 7) IZ posiada dostęp do systemu informatycznego OFSA PROW, systemu informatycznego obsługującego PO RYBY oraz zestawień przekazywanych bezpośrednio przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a w przypadku działań nierejestrowanych w systemie informatycznym - wnioskując do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o sporządzenie raportu pogłębionego dla wskazanego beneficjenta 8) Fakt przeprowadzenia kontroli krzyżowej horyzontalnej z projektami PROW /PO RYBY wraz z ustaleniami powinien być odnotowany w liście sprawdzającej do kontroli w miejscu realizacji projektu oraz w treści informacji pokontrolnej. ROZDZIAŁ 7 - Kontrole na zakończenie realizacji projektu 1) Kontrola na zakończenie realizacji projektu obligatoryjnie przeprowadzana jest przez właściwą IP/IW po złożeniu przez beneficjenta wniosku o płatność końcową, przed akceptacją tego wniosku i ostatecznym rozliczeniem projektu. Czynności kontrolne 23
24 polegają na sprawdzeniu na poziomie instytucji przeprowadzającej kontrolę, kompletności i zgodności z przepisami oraz właściwymi procedurami dokumentacji związanej z realizacją projektu, niezbędnej do zapewnienia właściwej ścieżki audytu, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów potwierdzających prawidłowość poniesionych wydatków. 2) Kontrole na zakończenie realizacji projektu nie są uwzględniane w RPK i obejmują swym zakresem następujące obszary: a) sprawdzenie przez instytucję dokonującą ostatecznego rozliczenia projektu, czy posiada ona wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu, które były wymagane na poszczególnych etapach jego realizacji i rozliczania, b) potwierdzenie, czy dokumenty związane z realizacją projektu zostały prawidłowo zweryfikowane tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami, c) zachowanie właściwej ścieżki audytu - zapewnienie kompletnej i uporządkowanej dokumentacji w ramach projektu potwierdzającej prawidłowe wydatkowanie środków unijnych od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu do momentu certyfikowania wszystkich wydatków do Komisji Europejskiej. 3) Fakultatywnie kontrola na zakończenie realizacji projektu może objąć sprawdzenie zakresu rzeczowego w miejscu realizacji projektu. Kontrola jest wówczas prowadzona z uwzględnieniem etapów ujętych w Rozdziale 11 niniejszych wytycznych. 4) Kompletność i poprawność całej dokumentacji zgromadzonej przez instytucję podczas realizacji rozliczanego projektu należy udokumentować na podstawie odrębnej listy sprawdzającej, której zakres powinien obejmować obszar opisany w pkt. 2. W treści listy sprawdzającej należy zawrzeć potwierdzenie, że dokumenty dotyczące kontrolowanego projektu przechowywane w IP/IW są kompletne, zostały zweryfikowane prawidłowo i tym samym pozwalają na dokonanie końcowego rozliczenia. Ponadto, w liście sprawdzającej należy wykazać pełen zakres dokumentacji jaka powinna być zgromadzona w siedzibie beneficjenta zgodnie z wymogami umowy/decyzji o dofinansowanie (oryginały dokumentów przekazywanych jako kopie do instytucji oceniającej/weryfikującej wniosek oraz pozostała część dokumentacji, która nie była przez IW wymagana na etapie rozliczania projektu). 24
25 5) W przypadku, gdy kontrola planowa projektu na miejscu przypada po złożeniu przez beneficjenta wniosku o płatność końcową, a przed jego akceptacją przez IP/IW, to można ją jednocześnie potraktować jako kontrolę na zakończenie realizacji projektu. Niemniej jednak kontrola ta powinna być zarejestrowana w SL2014 zarówno jako kontrola planowa oraz oddzielnie jako kontrola na zakończenie realizacji projektu. Bez względu na kontrolę planową, każdy projekt powinien mieć odnotowany fakt przeprowadzenia kontroli na zakończenie realizacji na podstawie odrębnej listy sprawdzającej. 6) Kontrola na zakończenie realizacji projektu podlega rejestracji w SL2014. ROZDZIAŁ 8 Kontrola trwałości projektu 1) Kontrola trwałości jest prowadzona w okresie pięciu lat od daty dokonania płatności końcowej na rzecz beneficjenta. Okres ten może być skrócony do trzech lat w zakresie utrzymania inwestycji lub miejsc pracy w projekcie beneficjenta, który jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą. 2) Kontrola trwałości służy sprawdzeniu, czy w odniesieniu do współfinansowanych projektów nie zaszła jedna z okoliczności, o których mowa w art. 71 rozporządzenia ogólnego. 3) Korekty finansowe związane z naruszeniem zasady trwałości projektu, powinny być proporcjonalne do okresu, w którym nie spełniono wymogów trwałości operacji. 4) Kontrola trwałości może być prowadzona w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta na próbie. Kontrole te prowadzone są wówczas zgodnie z warunkami określonymi w podrozdziale ) Kontrola trwałości może być rozszerzona o kontrolę innych elementów podlegających weryfikacji po zakończeniu realizacji projektu, a w szczególności o: a) weryfikację występowania podwójnego finansowania, zwłaszcza w kontekście możliwości zmiany kwalifikowalności podatku od towarów i usług, b) weryfikację generowania dochodu w projekcie, c) sprawdzenie zachowania celu projektu, definiowanego poprzez osiągnięcie i utrzymanie wskaźników, 25
26 d) sprawdzenie poprawności przechowywania dokumentów, e) weryfikację zachowania zasad informacji i promocji projektu, f) weryfikację zachowania zasad udzielenia pomocy publicznej. Elementy podlegające weryfikacji po zakończeniu realizacji projektu mogą być sprawdzane w trakcie kontroli odrębnych. 6) Kontrole trwałości projektu podlegają rejestracji w SL2014. ROZDZIAŁ 9 Kontrola instrumentów finansowych 1) Kontrole instrumentów finansowych prowadzone są w ramach osi priorytetowej 1, 2 oraz 3 POIR przez IP. 2) Kontrole prowadzone są na miejscu u podmiotu wdrażającego fundusz funduszy oraz u pośredników finansowych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kontrole mogą być prowadzone u ostatecznego odbiorcy pomocy, zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi. Szczegółowy zakres weryfikacji określa umowa o finansowaniu. 3) Kontrole instrumentów finansowych prowadzone są w ciągu całego okresu programowania w tym podczas ustanawiania i wdrażania instrumentów finansowych w każdej instytucji, z którą IP albo IW zawarła umowę o finansowaniu, przynajmniej raz w trakcie roku obrachunkowego. Kontrole te ujmowane są w RPK. 4) W trakcie kontroli w podmiocie wdrażającym fundusz funduszy weryfikacji podlega m.in.: a) prawidłowość oceny i wyboru pośredników finansowych, b) prawidłowość przekazywania środków do pośredników finansowych, c) weryfikacja kwalifikowalności wydatków, d) sposób inwestowania środków wkładu finansowego managera funduszu funduszy, e) zapewnienie możliwości ponownego wykorzystania środków zwróconych z inwestycji jeśli przewiduje to umowa o finansowaniu, f) monitorowanie pośredników finansowych w zakresie obowiązków dotyczących udzielania wsparcia ostatecznym odbiorcom, 26
27 g) monitorowanie jakości portfela inwestycyjnego pozostającego w obsłudze pośredników finansowych, h) prawidłowość realizacji obowiązków sprawozdawczych w zakresie działalności instrumentu finansowego, i) prawidłowość archiwizacji dokumentacji i zachowanie ścieżki audytu. 5) W ramach kontroli u pośredników finansowych (w siedzibie oraz w miejscu świadczenia usług) weryfikacja prowadzona jest analogicznie do pozostałych kontroli w ramach POIR. Kontroli podlegają w szczególności następujące obszary: a) prawidłowość przekazywania środków do odbiorców ostatecznych, b) prawidłowość ponoszenia wydatków i prowadzenia rozliczeń finansowych, c) kwalifikowalność ponoszonych wydatków, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów zarządzania lub opłat za zarządzanie, d) sposób wyboru odbiorców ostatecznych, e) prawidłowość udzielania wsparcia odbiorcom ostatecznym, w tym zgodność operacji wybieranych do wsparcia z mającymi zastosowanie przepisami prawa unijnego i krajowego, POIR oraz umową o finansowaniu, f) monitorowanie odbiorców ostatecznych w zakresie prawidłowości realizacji umowy zawartej pomiędzy odbiorcą wsparcia a pośrednikiem finansowym, g) prawidłowość archiwizacji dokumentacji i zachowanie ścieżki audytu. 6) Pośrednicy finansowi prowadzą weryfikację wydatków w odniesieniu do odbiorców wsparcia na podstawie dokumentów dostarczonych do ich siedziby, które obejmują sprawdzenie, czy produkty i usługi objęte wsparciem w ramach instrumentów finansowych zostały dostarczone, a poniesione wydatki są zgodne z biznesplanem i umową zawartą z odbiorcą ostatecznym. 7) Kontrole w momencie zamknięcia POIR obejmują co najmniej: a) weryfikację wydatków kwalifikowalnych w zakresie ich zgodności z warunkami, o których mowa w art. 42 rozporządzenia ogólnego, 27
28 b) weryfikację kompletności i zgodności z właściwymi przepisami i procedurami dokumentów, składających się na ścieżkę audytu, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. e) rozporządzenia delegowanego. ROZDZIAŁ 10 Przeprowadzenie kontroli doraźnych 1) Wszystkie instytucje zaangażowane we wdrażanie POIR mogą przeprowadzać kontrole doraźne w zakresie kontroli na miejscu. W przypadku kontroli systemowych, kompetencje do ich wykonania posiada IP. Kontrole doraźne przeprowadza się w szczególności gdy zachodzi sytuacja podejrzenia nieprawidłowości w realizacji projektu przez beneficjenta lub wystąpienia istotnych uchybień w pracy instytucji zaangażowanej w system wdrażania. 2) Do przeprowadzenia kontroli doraźnej mają zastosowanie zasady postępowania obowiązujące podczas planowych kontroli, z zastrzeżeniem że nie są ujęte w RPK oraz nie ma konieczności wysyłania zawiadomienia o planowanym przeprowadzeniu kontroli. 3) Przeprowadzenie doraźnej kontroli na miejscu może być zlecone przez instytucję nadrzędną, przy czym IZ może zlecić na piśmie wykonanie kontroli doraźnej zarówno IP, jak i IW. ROZDZIAŁ 11 Etapy przygotowania i prowadzenia kontroli Podrozdział 11.1 Pismo informujące o planowanej kontroli 1) IP oraz IW przeprowadzają kontrole na podstawie RPK lub w trybie doraźnym, o którym mowa w Rozdziale 10 niniejszych wytycznych. 2) Informacja o planowanej kontroli powinna zostać wysłana w terminie umożliwiającym otrzymanie i zapoznanie się z jej treścią, jednakże w terminie nie krótszym niż 5 dni przed planowanym terminem kontroli. 3) Pismo informujące o kontroli określa co najmniej termin jej przeprowadzenia, zakres kontroli, podmiot przeprowadzający kontrolę. 4) Pismo zawiadamiające o kontroli powinno zostać przygotowane w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Zespół kontrolujący powinien przed udaniem się na miejsce kontroli, upewnić się, że beneficjent otrzymał informacje o planowanej kontroli i że nie ma przeszkód do jej przeprowadzenia. 28
29 Podrozdział 11.2 Powołanie zespołu kontrolującego 1) Kierownik odpowiedniej komórki organizacyjnej IP/IW dokonuje spośród pracowników wyboru składu zespołu kontrolującego dbając o ich dobór, których kwalifikacje i doświadczenie najlepiej odpowiadają zakresowi planowanej kontroli. 2) Skład zespołu powinien liczyć co najmniej dwie osoby. Jedna osoba ze składu zespołu pełni funkcję kierownika zespołu. 3) Wszystkie osoby wchodzące w skład zespołu kontrolującego podpisują Deklarację poufności i bezstronności potwierdzając bezstronność kontrolujących podczas prowadzonych czynności kontrolnych oraz poufność zebranych informacji i dokumentów. Podrozdział 11.3 Przygotowanie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli 1) Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wystawiane przez kierownika jednostki kontrolującej stanowi podstawę do przeprowadzenia kontroli przez zespół kontrolujący. 2) Przed przystąpieniem do kontroli jeden z członków zespołu kontrolującego przygotowuje upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, które podpisywane jest przez kierownika jednostki kontrolującej. 3) Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli powinno zawierać następujące informacje: podstawę prawną do przeprowadzenia kontroli, wskazanie osób uprawnionych do przeprowadzenia czynności kontrolnych wraz z legitymacją służbową lub dowodów osobistych, nazwę beneficjenta lub nazwę Instytucji podlegających kontroli, zakres kontroli, czas trwania kontroli, okres ważności upoważnienia oraz pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego. 4) Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli powinno być sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 5) Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli należy doręczyć kontrolowanemu podczas pierwszej czynności kontrolnej. Egzemplarz upoważnienia będący w posiadaniu jednostki kontrolującej powinien zawierać adnotację przedstawiciela jednostki kontrolowanej, z której wynika fakt przekazania upoważnienia 29

References: art. 2
 art. 63
 art. 2
 art. 22
 art. 22
 art. 22
 art. 2
 art. 2
 art. 10
 art. 10
 art. 2
 art. 2
 art. 2
 art. 7
 art. 25
 art. 10
 art. 10
 art. 23
 art. 125
 art. 71
 art. 42
 art. 9