Source: https://1library.co/document/z1dg0n3z-titulomitigacion-del-riesgo-desbordamiento-rio-con-vilagarcia-arousa.html
Timestamp: 2020-07-11 20:00:19+00:00

Document:
(3) Mitigación del riesgo de desbordamiento del río Con en Vilagarcía de Arousa. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. DOCUMENTO Nº1 MEMORIA. DOCUMENTO Nº1: MEMORIA MEMORIA DESCRIPTIVA MEMORIA JUSTIFICATIVA Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo. nº1: Antecedentes y situación actual nº2: Estudio geológico Nº3: Estudio geotécnico nº4: Legislación y normativa nº5: Estudio climatológico nº6: Estudio hidrológico nº7: Estudio hidráulico nº8: Cartografía y topografía nº9: Estudio de alternativas nº10: Estudio sísmico nº11: Movimiento de tierras nº12: Estructura nº13: Expropiaciones nº14: Servicios afectados nº15: Instalaciones nº16: Firmes nº17: Plan de emergencia nº18: Ordenación ecológica, estética y paisajística nº19: Gestión de residuos nº20: Obras complementarias nº21: Mantenimiento nº22: Estudio ambiental nº23: Estudio de seguridad y salud nº24: Plan de obra nº25: Justificación de precios nº26: Fórmula de revisión de precios nº27: Presupuesto para conocimiento de la administración nº28: Clasificación del contratista nº29: Reportaje fotográfico. DOCUMENTO Nº2: PLANOS 1. Análisis e ideación An.01 An.02 An.03 An.04 An.05. El lugar Análisis de la parcela Idea Cuaderno El parque como elemento laminador. 2. Urbanismo Ur.01 Situación Ur.02 Emplazamiento. Ur.03 Urbanización I Ur.04 Urbanización II. 3. Arquitectura Ar.01 Ar.02 Ar.03 Ar.04 Ar.05 Ar.06 Ar.07 Ar.08 Ar.09. Replanteo general: Bases Replanteo general I Replanteo general II Replanteo general III Replanteo general IV Replanteo general V Secciones I Secciones II Vistas axonométricas. 4. Estructura Es.01 Es.02 Es.03 Es.04 Es.05 Es.06 Es.07 Es.08 Es.09 Es.10 Es.11 Es.12 Es.13 Es.14 Es.15 Es.16 Es.17 Es.18 Es.19 Es.20 Es.21 Es.22 Es.23. Replanteo cimentación I Replanteo cimentación II Replanteo cimentación III Replanteo cimentación IV Replanteo cimentación V Replanteo cimentación VI Replanteo cimentación VII Replanteo cimentación VIII Ubicación pantallas y muros I Ubicación pantallas y muros II Ubicación pantallas y muros III Ubicación pantallas y muros IV Ubicación pantallas y muros V Ubicación pantallas y muros VI Ubicación pantallas y muros VII Marco de hormigón prefabricado PA01 PA02 PA03 PA04 Anclajes Proceso constructivo de las pantallas M01. 5. Construcción C.01 C.02 C.03 C.04 C.05 C.06 C.07 C.08 C.09. Escalera Detalles constructivos Movimiento de tierras I Movimiento de tierras II Movimiento de tierras III Movimiento de tierras IV Movimiento de tierras V Movimiento de tierras VI Movimiento de tierras VII. Gonzalo García-Alén Lores.
(4) Mitigación del riesgo de desbordamiento del río Con en Vilagarcía de Arousa. DOCUMENTO Nº1 MEMORIA. 6. Instalaciones In.01 In.02 In.03 In.04 In.05 In.06. Accesibilidad Evacuación Red eléctrica Red de abastecimiento Reposición de servicios afectados Drenaje. DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO MEDICIONES CUADRO DE PRECIOS Nº1 CUADRO DE PRECIOS Nº2 PRESUPUESTOS PARCIALES RESUMEN DEL PRESUPUESTO. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Gonzalo García-Alén Lores.
(5) Mitigación del riesgo de desbordamiento del río Con en Vilagarcía de Arousa. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. DOCUMENTO Nº1 MEMORIA. DOCUMENTO Nº1: MEMORIA. Gonzalo García-Alén Lores.
(6) Mitigación del riesgo de desbordamiento del río Con en Vilagarcía de Arousa. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. MEMORIA DESCRIPTIVA. Mitigación del riesgo de desbordamiento del río Con en Vilagarcía de Arousa. Memoria descriptiva. Gonzalo García-Alén Lores.
(7) Mitigación del riesgo de desbordamiento del río Con en Vilagarcía de Arousa. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Gonzalo García-Alén Lores. MEMORIA DESCRIPTIVA. Índice. 14.. Expropiaciones ...................................................................................11. 1.. Introducción ...........................................................................................3. 15.. Servicios afectados..............................................................................12. 2.. Antecedentes y objeto .............................................................................3. 16.. Instalaciones ......................................................................................12. 2.1 Antecedentes.......................................................................................3. 17.. Firmes y pavimentos ...........................................................................12. 2.2 Objeto de estudio .................................................................................4. 18.. Plan de emergencia .............................................................................13. 2.3 Localización de la actuación ...................................................................4. 19.. Ordenación ecológica, estética y paisajística ...........................................13. 3.. Geología y geotecnia ...............................................................................4. 20.. Gestión de residuos .............................................................................13. 4.. Legislación y normativa ...........................................................................4. 21.. Obras complementarias .......................................................................13. 5.. Estudio climatológico ...............................................................................5. 22.. Mantenimiento ....................................................................................13. 6.. Estudio hidrológico ..................................................................................5. 23.. Estudio ambiental ...............................................................................14. 7.. Estudio hidráulico ...................................................................................6. 24.. Estudio de seguridad y salud ................................................................14. 8.. Cartografía y topografía ...........................................................................6. 25.. Plazo de ejecución de las obras y plazo de garantía ..................................14. 9.. Estudio de alternativas ............................................................................6. 26.. Revisión de precios .............................................................................14. 9.1 Fase 1 – Selección de la tipología de alternativa .......................................7. 27.. Presupuesto para conocimiento de la administración ................................15. 9.1.1 Alternativa 0 ..................................................................................7. 28.. Clasificación del contratista ..................................................................15. 9.1.2 Tipología 1 – Ampliación del embalse de Castroagudín .........................7. 29.. Informe de supervisión ........................................................................16. 9.1.3 Tipología 2 – Parque inundable .........................................................7. 30.. Declaración de obra completa ...............................................................16. 9.1.4 Tipología 3 – Recrecido de los márgenes del río ..................................7. 31.. Documentos de los que consta el proyecto..............................................16. 9.1.5 Tipología 4 – Combinación de las tipologías 2 y 3 ................................8. 32.. Conclusión .........................................................................................17. 9.1.6 Tipología seleccionada .....................................................................8 9.2 Fase 2 – Selección de la alternativa de proyecto .......................................8 9.2.1 Alternativa 1 – Aparcamiento del Fexdega ..........................................8 9.2.2 Alternativa 2 – Finca do Ouro ...........................................................8 9.2.3 Alternativa 3 – Paseo fluvial del cauce del río Con ...............................8 9.2.4 Alternativa 4 – Finca de Ouro (menor profundidad) .............................9 9.2.5 Alternativa 5 – Combinación de las alternativas 3 y 4 ..........................9 9.2.6 Alternativa seleccionada ..................................................................9 10.. Descripción de la alternativa adoptada .....................................................9. 11.. Estudio sísmico ................................................................................... 10. 12.. Movimiento de tierras .......................................................................... 10. 13.. Estructura .......................................................................................... 10. 12.1 Marcos de hormigón ......................................................................... 10 12.2 Pantallas ancladas ............................................................................ 10 12.3 Muro ménsula .................................................................................. 11 Página 2 de 17.
(8) Mitigación del riesgo de desbordamiento del río Con en Vilagarcía de Arousa. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Gonzalo García-Alén Lores. MEMORIA DESCRIPTIVA. 1. Introducción La redacción de este proyecto pretende completar los requisitos de la asignatura Trabajo Fin de Máster del máster universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos que se imparte en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de la Universidad de A Coruña. Debido al carácter académico de este proyecto, hay que destacar que está sometido a limitaciones y simplificaciones. No obstante, se procuró en todo momento mantener el formalismo y los aspectos técnicos fundamentales y característicos de un documento de este tipo. El presente proyecto lleva por título: “Mitigación del riesgo de desbordamiento del río Con en Vilagarcía de Arousa” y consta de cuatro documentos: Memoria, Planos, Pliego de prescripciones técnicas particulares y Presupuesto. Tabla 1.- Datos TFM. Autor. Gonzalo García-Alén Lores. Título. Mitigación del riesgo de desbordamiento del río Con en Vilagarcía de Arousa. Title. Mitigation of the overflow risk of the Con River in Vilagarcía de Arousa. Fecha. Septiembre 2019. Tutor. Gonzalo Mosquera Martínez. 2. Antecedentes y objeto 2.1 Antecedentes Durante los días 27 y 28 de noviembre del año 2006 se registraron en el Municipio de Vilagarcía de Arousa unos episodios lluviosos de gran intensidad, que originaron fuertes avenidas en los ríos de la zona, provocando su desbordamiento y afectando seriamente el núcleo urbano de Vilagarcía de Arousa, que se vio totalmente anegado.. Figura 1.- Efectos de las inundaciones acaecidas en el año 2006. De los cauces implicados, fue el del río Con, que desemboca en el mismo puerto de Vilagarcía, el que ocasionó mayores daños, al no resultar suficiente la sección de desagüe de su encauzamiento, y desbordarse en varios puntos a lo largo de su recorrido urbano. Con anterioridad, el 18 de octubre también se produjo otra avenida que, aunque de menor magnitud, provocó importantes pérdidas económicas y materiales al igual que esta última. Con el fin de analizar las causas del desbordamiento del río Con y sus principales afluentes y determinar las actuaciones necesarias para evitar nuevas inundaciones, AGUAS DE GALICIA encargó la redacción de un estudio de soluciones en el que se concluyó la necesidad de actuar sobre el encauzamiento existente en la zona urbana del río Con, eliminando los obstáculos actuales (puentes, azudes y pasarelas) y dotando al cauce de la sección de desagüe suficiente para un caudal de 100 m3/s. Dada la magnitud y dificultad del proyecto, y la urgencia por tomar medidas inmediatas que dotasen al cauce de capacidad para soportar nuevas avenidas similares a las registradas en noviembre de 2006, se optó por dividir las actuaciones en varias fases, de manera que fuera posible la ejecución inmediata de alguna de ellas. Las obras correspondientes a la Fase 1 fueron realizadas por AGUAS DE GALICIA de forma inmediata, dentro de las obras de emergencia aprobadas por el Consello de la Xunta en junio de 2007. Dichas obras fueron finalizadas en abril de 2008 y comprendieron una serie de actuaciones definidas en el citado estudio de soluciones y en el Proyecto de acondicionamiento hidráulico del río Con a su paso por Vilagarcía de Arousa. Fase 1. Sin embargo, la fase 2 de este proyecto sigue todavía pendiente de su ejecución.. Página 3 de 17.
(9) Mitigación del riesgo de desbordamiento del río Con en Vilagarcía de Arousa. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Gonzalo García-Alén Lores. MEMORIA DESCRIPTIVA. 2.2 Objeto de estudio Con el objetivo de paliar el riesgo de desbordamiento del río Con y disminuir así la posibilidad de que se produzcan nuevos eventos de inundación de características similares a los graves sucesos del 2006, se ha propuesto la realización de un estudio y proyecto para mitigar dicho problema. El presente Proyecto de Construcción tiene por objeto la definición técnica de las obras, teniendo en cuenta para ello los condicionantes de carácter técnico, urbanístico, de impacto ambiental y social, y las características geológicas, geotécnicas y topográficas de los terrenos, con la valoración económica de las obras, conformando en consecuencia el documento que sirva de base para proceder a la licitación y ejecución de las obras. El proyecto consiste en un parque inundable ubicado en la periferia del núcleo urbano de Vilagarcía de Arousa. Se considera que esta es la medida más adecuada, tanto desde un punto de vista social como funcional, para reducir el riesgo de que se produzca un nuevo desbordamiento del río Con. Sin embargo, esta medida no proporciona una solución definitiva al riesgo de inundación de la ciudad.. 3. Geología y geotecnia La geología de la zona se encuentra en la Hoja 152 (04-09) de Vilagarcía de Arousa, del Mapa Topográfico Nacional (E 1/50.000). Geomorfológicamente existen en la hoja dos zonas claramente diferenciadas, que son la parte central y occidental (donde se ubica la zona de estudio), con un relieve de muy bajos desniveles definido por el substrato esquistoso-grauváquico, y la oriental, netamente condicionada por el macizo granítico que ocupa dicho sector. La primera puede enmarcarse en la gran penillanura gallega muy fuertemente retocada por procesos erosivos recientes. En ella se dan unas condiciones de extrema dificultad en el reconocimiento de afloramientos. La caracterización geotécnica de los materiales detectados arroja un terreno en el que encontramos relleno antrópico en la capa más superficial, depósitos de fondo de ría y aluviales a una profundidad comprendida entre los 6.30 y 9.60 m, seguidos de suelos residuales del substrato granítico y posteriormente substrato rocoso. Por otro lado, el nivel freático ha sido identificado a una cota media de 1.99 m sobre el nivel del mar. En primer lugar, se ha llevado a cabo un estudio geotécnico a escala global de la zona del proyecto con el objetivo de conocer todos los factores existentes para definir un correcto estudio de alternativas. Sin embargo, una vez que se seleccionó la parcela de proyecto, se ha llevado a cabo un estudio local de la parcela que puede ser consultado en el Apéndice 4 del Anejo nº3: Estudio geotécnico.. 4. Legislación y normativa En el Anejo nº4: Legislación y normativa se define la normativa utilizada en la ejecución de este proyecto, entre la que se destaca: • • Figura 2.- Ejemplificación de un parque inundable. 2.3 Localización de la actuación Como se vio anteriormente, la actuación tiene lugar en la ciudad de Vilagarcía de Arousa, pero más en concreto en la parcela conocida como Finca do Ouro.. • • •. Demarcación Marco Agua Real Decreto Legislativo 1/2001, del 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. Lei 9/2010, del 4 de noviembre, de Aguas de Galicia. Real Decreto 903/2010, del 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica de Galicia Costa 2015-2021.. Además, se describe en este apartado el planeamiento municipal vigente de Vilagarcía de Arousa, así como un breve resumen de la legislación vigente en materia de Aguas. Página 4 de 17.
(10) Mitigación del riesgo de desbordamiento del río Con en Vilagarcía de Arousa. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Gonzalo García-Alén Lores. MEMORIA DESCRIPTIVA. 5. Estudio climatológico En el Anejo nº5: Estudio climatológico se ha desarrollado un análisis de la climatología características de Vilagarcía de Arousa y la cuenca del río Con. Entre otros valores que pueden ser consultados en el propio anejo, se destaca el dato de precipitación media mensual que alcanza su pico entorno a los meses de diciembre y febrero, rozando los 200 l/m2.. cuál es la que mejor se adapta a los valores máximos. Tras una breve discusión de los resultados que ha sido desarrollada en el Anejo nº6: Estudio hidrológico, se deduce que la distribución que mejor se adapta a los datos es la GEV y se procede al cálculo de las curvas IDF a partir de esta distribución.. 6. Estudio hidrológico Para la determinación de los caudales de diseño asociados a episodios de precipitación con distintos periodos de retorno se ha empleado el programa HECHMS. En concreto, se han calculado los caudales asociados a los periodos de retorno de T=10, 50, 100 y 500 años. Dado el nivel de detalle requerido en este estudio se tuvo en cuenta, no sólo la probabilidad del caudal pico, si no la probabilidad conjunta y volumen de agua del hidrograma, con el fin de poder dimensionar adecuadamente las zonas de laminación o expansión del flujo. Para la estimación de las curvas IDF, necesarias para estimar los hietogramas de diseño, se han tomado las series de precipitación de 15 estaciones meteorológicas de la red de estaciones de MeteoGalicia, próximas al núcleo de Vilagarcía de Arousa.. Figura 4.- Curvas IDF para los periodos de retorno de 10, 50, 100 y 500 años. De esta forma se obtienen a través del método de bloques alternos el hietograma de diseño. Posteriormente, con el tiempo de concentración de la cuenca de estudio, es posible estimar los hietogramas de diseño para los diferentes periodos de retorno. Obteniendo finalmente los distintos picos de caudal para cada uno de los periodos de retorno. Se muestran dos números de curva diferentes ya que se han estudiado los resultados ante condiciones normales de humedad antecedente (1) y condiciones húmedas del terreno (2). Tabla 2.- Resultados de los modelos HEC-HMS. Figura 3.- Ubicación de las estaciones meteorológicas seleccionadas. Para la selección de valores máximos de estas series de datos, se ha desarrollado un programa en MATLAB a partir del cual se toman los valores máximos a través del método POT (Peak Over Threshold). Se han seleccionado 3 distribuciones estadísticas diferentes (Gumbel, GEV y SQRT-ETmax) con el objetivo de comprobar. Por último, se han calibrado los resultados con los obtenidos por Aguas de Galicia en un proyecto de la zona y los mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación Página 5 de 17.
(11) Mitigación del riesgo de desbordamiento del río Con en Vilagarcía de Arousa. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Gonzalo García-Alén Lores. MEMORIA DESCRIPTIVA. disponibles a través de la Xunta de Galicia. Además, se ha modelizado el embalse de Castroagudín y ha sido incluido en este modelo hidrológico para comprobar si los resultados variaban debido al efecto laminador de este embalse.. 7. Estudio hidráulico Para la realización de este proyecto, se procede a la modelización del tramo del río Batán a su paso por Vilagarcía de Arousa, para ver la evolución de la avenida para los diferentes periodos de retorno. Para ello, se realizó un modelo hidráulico del río por medio del programa informático IBER. Este modelo se detalla al completo en el Anejo nº7: Estudio hidráulico. Además de emplear este programa para realizar el estudio de inundabilidad de la zona, la eficacia y los efectos de las obras proyectadas a lo largo del proyecto se obtendrán por medio del análisis de los resultados obtenidos a partir del modelo que se va a realizar. Figura 5.- Usos de suelo establecidos en el proyecto. El objetivo principal de este estudio es la obtención de la zona de flujo preferente, de manera que, al obtenerla, se observa cuales son las consecuencias de la llegada de avenidas: inundación de parte del viario, viviendas y terrenos afectados en las proximidades al río, así como terrenos pertenecientes a alguna industria. De esta manera se manifiesta la necesidad de realizar un proyecto conforme se puedan minimizar los daños ocasionados por dichas inundaciones en época de lluvias en el núcleo de Vilagarcía de Arousa mediante la reducción de la zona de flujo preferente y otras medidas de protección. En el desarrollo de este modelo se destaca el estudio concreto que se ha realizado para conocer la influencia de las mareas. No solo analizándose los valores extremos para y su distribución para diferentes periodos de retorno, si no también estudiando su posible variación debido al los efectos del cambio climático. Se realizaron diferentes modelos hidráulicos, además de la situación actual, para analizar la eficacia de los distintos métodos propuestos para la consecución de los objetivos de este proyecto, los cuales se detallan tanto en el anejo correspondiente al estudio hidráulico como el correspondiente al estudio de alternativas.. 8. Cartografía y topografía La cartografía base usada para la realización de este proyecto fue facilitada por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de A Coruña en formato digital a escala 1:5000. En dicha cartografía se representan las curvas de nivel cada 5 metros. No obstante, debido a la topografía tan llana de la zona de actuación, se obtuvo a partir del programa AutoCAD Civil 3D una cartografía con curvas de nivel más próximas para conseguir el nivel de detalle necesario. En el desarrollo de los modelos hidráulicos se han empleado modelos digitales del terreno (MDT) descargados del centro de descarga del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG).. 9. Estudio de alternativas En el Anejo nº9: Estudio de alternativas se define el estudio de alternativas llevado a cabo. En una primera fase se ha seleccionado la tipología de alternativa a desarrollar, en una segunda fase, las diferentes alternativas a valorar dentro de esta tipología. Se valoraron otorgando puntuaciones en función de los criterios que consideró oportuno el autor del proyecto, pero las puntuaciones y calificaciones que cada alternativa recibe están justificadas adecuadamente ya sea en los Apéndices del propio Anejo como en otros de este documento.. Página 6 de 17.
(12) Mitigación del riesgo de desbordamiento del río Con en Vilagarcía de Arousa. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Gonzalo García-Alén Lores. MEMORIA DESCRIPTIVA. 9.1 Fase 1 – Selección de la tipología de alternativa 9.1.1 Alternativa 0 La Alternativo 0 supone la no intervención, es decir, conservar la situación actual como una opción frente a las posibles actuaciones en el terreno de otras alternativas. Esta opción lógicamente no implica un comportamiento mejor frente a episodios de inundación, pero sirve para conseguir una correcta evaluación de las mejoras y las posibles degradaciones del resto de alternativas.. Esta solución ya se llevó a cabo en otras ciudades de España como es el caso de Alicante (Figura 7), donde se construyó un parque con capacidad para almacenar 45.000 m3 de agua. Se plantea la ubicación de este parque inundable en los actuales terrenos correspondiente al aparcamiento del Fexdega. Terreno que se ha observado en el estudio hidráulico que sufrirá graves daños por inundación y con un espacio suficiente para ubicar los elementos que permitan el desvío del agua al parque.. 9.1.2 Tipología 1 – Ampliación del embalse de Castroagudín La tipología de alternativa 1 plantea la ampliación de la capacidad del embalse del río Con en Castroagudín. Este embalse fue construido en el año 1960 y cuenta con una baja capacidad de almacenamiento. Como se ha analizado en el estudio hidrológico, no es capaz de asumir los caudales correspondientes a los periodos de retorno de 100 y 500 años. Pese a que en la actualidad no tiene una gran capacidad de laminación del caudal pico, con un aumento de las dimensiones del embalse se podrían laminar los eventos de precipitación reduciendo en gran medida el caudal pico que llega al núcleo de Vilagarcía de Arousa.. Figura 7.- Ejemplo de parque inundable. 9.1.4 Tipología 3 – Recrecido de los márgenes del río Debido a la condición de contorno agua debajo de la marea, es absurdo pensar en aumentar el ancho o la profundidad del cauce, pues entraría el agua procedente del mar concluyendo en una situación similar a la actual. Debido a esto se propone en esta tipología la elevación de la cota de los márgenes del río mediante el aumento del murete de protección del cauce. Además, se plantea la utilización de cristal en parte de este nuevo muro de protección con el fin de disimular el efecto visual del mismo.. Figura 6.- Embalse del río Con. 9.1.3 Tipología 2 – Parque inundable Con esta tipología se pretende reducir la frecuencia de las inundaciones mediante la construcción de un área de inundación urbana con la capacidad de acumular caudales en épocas de lluvias.. Figura 8.- Ejemplo de recrecido de márgenes del río. Página 7 de 17.
(13) Mitigación del riesgo de desbordamiento del río Con en Vilagarcía de Arousa. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Gonzalo García-Alén Lores. MEMORIA DESCRIPTIVA. 9.1.5 Tipología 4 – Combinación de las tipologías 2 y 3. 9.2.2 Alternativa 2 – Finca do Ouro. Esta última tipología está compuesta por la unión de las tipologías 2 y 3, es decir, esta tipología de alternativa se lleva a cabo mediante la ejecución de las dos tipologías anteriores a la vez.. La segunda ubicación estudiada es la llamada “Finca do Ouro”. Una finca de 45.000 m2 ubicada en pleno centro de Vilagarcía de Arousa y que actualmente se encuentra a la venta. De nuevo se plantea reducir la cota hasta los 6 metros de profundidad, pudiendo alcanzarse así una capacidad de almacenamiento de agua equivalente a 270.000 m3.. 9.1.6 Tipología seleccionada Tras evaluar las cuatro tipologías propuestas en el estudio, se concluye que la tipología más adecuada para la construcción de la variante es la Tipología 2. Una vez que se toma la decisión de llevar a cabo un parque inundable, se realiza un estudio de posibles alternativas de ubicación para dicho parque.. 9.2 Fase 2 – Selección de la alternativa de proyecto 9.2.1 Alternativa 1 – Aparcamiento del Fexdega Figura 10.- Ubicación alternativa 2. En esta primera alternativa se plantea la ubicación de este parque inundable en los actuales terrenos correspondientes al aparcamiento gratuito del Fexdega. Terreno que se ha observado en el estudio hidráulico que sufrirá graves daños por inundación y con un espacio suficiente para ubicar los elementos que permitan el desvío del agua del parque.. Esta alternativa implicaría la adquisición de la finca, que sin lugar a dudas eleva el coste del proyecto, pero asegura la construcción del parque inundable en una zona en desuso que podría proporcionar una nueva zona verde en la ciudad.. 9.2.3 Alternativa 3 – Paseo fluvial del cauce del río Con La tercera de las alternativas consiste en la ubicación del nuevo parque inundable en un actual paseo fluvial ubicado en torno al cauce del río Con. Durante las inundaciones acaecidas durante el año 2006, este parque ya sirvió como área de sacrificio permitiendo reducir en gran medida los efectos en el núcleo de Vilagarcía de Arousa, por lo que ya cuenta con una tendencia de inundación “natural”. Figura 9.- Ubicación de la alternativa 1. La profundidad de este parque inundable será de 6 metros permitiendo así almacenar un total de aproximadamente 60.000 m3 de agua. Para regular la entrada de agua, se plantea la utilización de un aliviadero que se ubicaría bajo la actual Av. Rodrigo de Mendoza (entre el aparcamiento y el río) con una válvula antirretorno para evitar que el agua vuelva al río una vez supere una determinada cota. Una vez pase el evento de precipitación, esta masa de agua sería de nuevo transferida al río a través de un sistema de bombeo. Figura 11.- Ubicación alternativa 3. Página 8 de 17.
(14) Mitigación del riesgo de desbordamiento del río Con en Vilagarcía de Arousa. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Gonzalo García-Alén Lores. MEMORIA DESCRIPTIVA. Se trata de una superficie de aproximadamente 40.000 m2 pero sobre la que no se podría descender la cota de la misma forma en la que se ha tratado con el resto de alternativas debido a que la cota mínima ya viene marcada por el cauce del río. Observando las curvas de nivel, y teniendo en cuenta que se podría llegar a realizar un recrecido de los bordes aportando también protección a las viviendas colindantes se podría alcanzar una capacidad máxima de 50.000 m3.. 9.2.4 Alternativa 4 – Finca de Ouro (menor profundidad) Debido a que las dos primeras alternativas plantean una profundidad por debajo del nivel del río relativamente alta, se plantea en esta cuarta alternativa descender la cota de la superficie de la alternativa 2 hasta la cota del cauce del río. Así, reduciendo la profundidad, se perdería capacidad de laminación, pero permite prescindir de un equipo de bombeo, desalojándose el agua directamente por gravedad al propio cauce del río.. Figura 12.- Zona 1. •. Zona 2: Un espacio en el que se permita el desarrollo de actividades de manera más constante sin que se produzca su inundación de manera habitual.. •. 9.2.5 Alternativa 5 – Combinación de las alternativas 3 y 4 Por último, con el mismo objetivo de intentar no descender a una profundidad semejante a las alternativas 1 y 2, se plantea esta alternativa 5 constituida por la unión de las alternativas 3 y 4. Aumentando el área de laminación se mejorarán los resultados manteniendo una cota que permita evacuar por gravedad el agua acumulada en el parque inundable.. 9.2.6 Alternativa seleccionada Tras una evaluar las cinco alternativas propuestas en el estudio de alternativas, se concluye que la alternativa más adecuada para la construcción de la variante es la alternativa 4.. 10.. Descripción de la alternativa adoptada. Figura 13.- Zona 2. •. Zona 3: Un espacio con una baja frecuencia de inundación que permita el desarrollo de actividades lúdicas. Aprovechando la fuerte diferencia de cota se ubica en esta zona un anfiteatro al aire libre.. •. Para la ejecución del parque inundable se plantea la división de la parcela en tres zonas diferenciadas: •. Zona 1: Un espacio con una alta frecuencia de inundación que incluya una zona en la que se retenga el agua procedente del río. Se ha realizado un estudio hidrológico e hidráulico para definir la cota de la máxima crecida ordinaria que permitió estimar la profundidad a la que se ubicará esta zona (desarrollado en el Apéndice 5 del Anejo nº9: Estudio de alternativas): 3.93 m sobre el nivel del mar. Figura 14.- Zona 3. Página 9 de 17.
(15) Mitigación del riesgo de desbordamiento del río Con en Vilagarcía de Arousa. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Gonzalo García-Alén Lores. MEMORIA DESCRIPTIVA. En el Apéndice 5 del Anejo nº9 Estudio de alternativas, se desarrolla de manera más extensa la descripción de la alternativa seleccionada.. 11.. Estudio sísmico. Las acciones sísmicas se consideran únicamente relevantes cuando el valor de la aceleración del cálculo sea superior o igual a cuatro centésimas de g (≥0.04 g), siendo g la aceleración de la gravedad. Tras el estudio realizado en el Anejo nº10: Estudio sísmico se puede concluir que no es necesaria la consideración de acciones sísmicas en el presente proyecto. Figura 15.- Modelización numérica de la herramienta Culvert. 12.. Movimiento de tierras. En el Anejo nº11: Movimiento de tierras se ha estudiado el movimiento de tierras de las obras proyectadas. Como punto de partida se han tomado las correspondientes a la geología y la geotécnica.. conclusiones. de. los. anejos. Así, mediante este dimensionamiento, se ha llegado a la conclusión de que el marco de hormigón necesario será una estructura de 2.80 metros de alto (altura libre), 13 metros de largo y 10 metros de ancho (anchura libre). Debido a que no se desea obtener un espesor muy elevado que dificulte las tereas de reposición del firme de la carretera, se dividirá el espacio útil necesario en 2 marcos de hormigón de 5 metros de ancho cada uno.. El volumen total a excavar, que deberá ser transportado a un vertedero autorizado, es de 305.471,59 m3. No existen terraplenes en este proyecto por lo que no es posible reutilizar parte de volumen obtenido en la excavación. De la misma forma, no ha sido necesaria la definición de la localización de canteras adecuadas para obtener materiales destinados para la realización de las obras.. 13.. Estructura. La conexión entre el parque inundable y el río se realiza mediante dos marcos prefabricados de hormigón. Los límites de la parcela se ejecutan mediante pantallas ancladas y muros ménsula en aquellas zonas donde la altura sea inferior a cuatro metros. A continuación, se analizará cada uno de los distintos elementos estructurales definiendo sus principales características.. 12.1 Marcos de hormigón. Figura 16.- Marcos de hormigón prefabricado. 12.2 Pantallas ancladas Las pantallas ancladas serán de hormigón armado y tendrán una sección de 50 cm de anchura. Se han dimensionado cuatro tipos diferentes de muros pantalla diferenciándose por su altura: 4.50 metros, 5.50 metros, 6.50 metros y 9.00 metros.. Para la definición de las dimensiones de los marcos de hormigón se ha utilizado la herramienta “Culvert” incluida en el programa de modelización hidráulica IBER. Este desarrollo además de los correspondientes al armado de los marcos, ha sido desarrollado en el Anejo nº12: Estructura.. Página 10 de 17.
(16) Mitigación del riesgo de desbordamiento del río Con en Vilagarcía de Arousa. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Gonzalo García-Alén Lores. MEMORIA DESCRIPTIVA. 12.3 Muro ménsula Se adopta esta estructura en las zonas donde la rasante se encuentra a poca profundidad siendo la tipología de contención más adecuada en estas condiciones. Serán de hormigón armado y tendrán un espesor de 50 cm de ancho y una altura de 4.50 m.. Figura 17.- Diferente tipologías de pantallas ancladas. Debido a la diferencia de cota existente en el parque, y en un intento de disimular la excavación necesaria para alcanzar tal profundidad, se diseña la ejecución de hasta 3 pantallas ancladas consecutivas. Las pantallas han sido dimensionadas y comprobadas de forma independiente a través del programa CYPE Ingenieros, pero se ha tomado la decisión de comprobar la superficie de rotura (el cumplimiento del factor de seguridad por tanto) y los movimientos horizontales que se puedan producir durante la construcción de las pantallas, a través del programa PLAXIS en el caso más desfavorable del proyecto. Todas las comprobaciones, así como el proceso de cálculo se desarrolla en el Anejo nº12: Estructura.. Figura 19.- Muro ménsula. 14. Expropiaciones En el Anejo nº13: Expropiaciones se realiza un estudio de las expropiaciones que serán necesarias para la construcción de la carretera del proyecto. El resultado de este estudio muestra la necesidad de llevar a cabo la expropiación de suelo de tipo residencial, así como la ocupación temporal de terrenos de esta misma tipología. Se muestra en la siguiente tabla un desglose de la superficie de suelo de cada tipo que será necesario expropiar, junto con la valoración económica de cada unidad, para así obtener el coste total de las expropiaciones dentro del proyecto. Tabla 3.- Coste total de las expropiaciones. Figura 18.- Comprobación de factor de seguridad en el programa PLAXIS. Los muros pantalla serán ejecutados con anclajes activos y tendrán apuntalamientos cada 5 m. En el Anejo nº12 Estructura, así como en los Documento nº2: Planos, se detalla el proceso constructivo de cada una de las pantallas, así como el dimensionamiento y características de sus anclajes.. De acuerdo a estas valoraciones y mediciones, el importe total de las expropiaciones asciende a la cantidad de DOS MILLONES OCHENTA Y UN MIL UN EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (2.081.001,30 €). En el citado Anejo nº13 se incluyen planos correspondientes a las expropiaciones del proyecto. Página 11 de 17.
(17) Mitigación del riesgo de desbordamiento del río Con en Vilagarcía de Arousa. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Gonzalo García-Alén Lores. MEMORIA DESCRIPTIVA. 15. Servicios afectados La construcción de esta obra provoca afecciones sobre servicios que deben ser restablecidos durante la construcción de dicha obra. En la reposición de estos bienes se tendrá en cuenta lo dispuesto por los organismos o administraciones propietarias o gestoras de los mismos, especialmente en lo relativo a su ejecución y pago. Los servicios afectados son: • • • • •. Red de saneamiento: Se afecta a la red de saneamiento en la conexión del parque con el río Con a lo largo de la Avenida Rodrigo de Mendoza. Red eléctrica: Se espera que se afecte a diversos componentes de la red eléctrica como conducciones enterradas, arquetas y acometidas a edificios. Red gas natural: Se detectan afecciones a diversos componentes de la red, principalmente conducciones y también arquetas. Red RCable: Se afecta a diversos componentes de la red como cámaras de registro, postes y canalizaciones. Red Telefónica: Se afecta a diversos componentes de la red como cámaras de registro, postes y canalizaciones.. peatonales del parque. Los cálculos luminotécnicos y eléctricos están desarrollados en el correspondiente anejo. En el apartado de drenaje, ha sido diseñada una red de saneamiento con el objetivo de drenar las aguas pluviales. Se establece un drenaje longitudinal de 90 cm de ancho y 30 de profundidad, así como un drenaje transversal de 120 mm de diámetro cada 50 metros, en el paseo perimetral. Los imbornales y rejillas de desagüe de la zona central del parque han sido diseñadas con un cálculo específico a través del programa CYPE Ingenieros que está reflejado en el segundo apéndice del Anejo.. 17. Firmes y pavimentos En el parque se han definido cuatro tipologías de pavimento diferenciadas: •. Pavimento terrizo tipo Aripaq: Se diseña la ejecución de este pavimento en todas aquellas zonas de transito peatonal ubicadas en las superficies con una frecuencia de inundación baja. Se basa en un pavimento terrizo compuesto por calcín de vidrio, reactivos básicos y árido calibrado de distintos lugares de procedencia.. En el caso de la red eléctrica, la red de gas natural, la red de RCable y la red de Telefónica será necesaria la inspección de la empresa titular, únicamente se procederá a notificar a estas empresas responsables que procedan a desviar provisionalmente sus servicios durante los trabajos, así como la posterior ubicación en su localización definitiva (que correrá a cargo de la empresa adjudicataria del proyecto. Para la red de saneamiento, se estima necesaria la ejecución de un sifón invertido de hormigón con un diámetro de 500 mm. En el Anejo nº14: Servicios afectados se desarrolla esta información.. 16. Instalaciones La construcción del parque requiere el dimensionamiento y diseño de las instalaciones propias del mismo. En el Anejo nº15 puede ser consultada la justificación correspondiente de cumplimiento de la Ley de Accesibilidad y Supresión de Barreras en Galicia (Ley de 20 de agosto de 1997), así como el Real Decreto 35/2000 de 28 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo y Ejecución de la Ley y la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacio públicos urbanizados. En cuanto a la red de alumbrado del parque se diseña la instalación de luminarias antivandálicas estancas 1x1xLED Modul 840 de 43W en el aparcamiento para vehículos, y balizas tipo LED como iluminación de suelo a través de los itinerarios. Figura 20.- Textura del pavimento terrizo tipo Aripaq. •. Pavimento terrizo reforzado tipo Aripaq: Este pavimento terrizo reforzado se trata de una variante del pavimento anterior diseñado especialmente para la circulación de vehículos. Se diseña su ubicación en el aparcamiento del parque.. •. Tapiz vegetal: Este pavimento está compuesto por 15 de zahorra artificial sobre la que se ejecuta otra capa de tierra vegetal de 25 cm; y sobre esta última se siembra césped tipo japonés.. •. Tapiz de vegetación baja: Esta tipología de pavimento consiste en variar el tapiz vegetal descrito anteriormente añadiendo vegetación de pequeño tamaño.. En el Anejo nº16: Firmes se desarrolla esta información.. Página 12 de 17.
(18) Mitigación del riesgo de desbordamiento del río Con en Vilagarcía de Arousa. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Gonzalo García-Alén Lores. MEMORIA DESCRIPTIVA. 18. Plan de emergencia En el Anejo nº17: Plan de emergencia trata de realizar la planificación de emergencias que puedan tener lugar en el parque inundable del presente proyecto. Se definen los riesgos propios de la actividad del parque en relación a los propios usuarios del parque y el material, así como riesgos ajenos a la actividad y riesgos relacionados con la naturaleza. Una vez definidos los riesgos se establecen medidas de protección con un inventario concreto necesario y un plan de emergencia específico ante una inundación. Para el plan de emergencia trazado se han tomado los planos de Protección Civil existentes como base. Además, se ha definido un sistema de prevención, información y alerta hidrológica gestionado a partir de la predicción meteorológica de la AEMET y MeteoGalicia. En el plano In.02 Evacuación se recoge también un plano de evacuación del parque apoyando la documentación de este apartado.. 19. Ordenación ecológica, estética y paisajística En el Anejo nº18: Ordenación ecológica, estética y paisajística sirve como continuación y complemento del Estudio Ambiental. Se definen en concreto las actuaciones para llevar a cabo la ordenación ecológica, estética y paisajística que acompañan al proyecto constructivo de la mitigación del riesgo de desbordamiento del río Con en Vilagarcía de Arousa. Los componentes definidos en este Anejo son: •. • •. Jardinería: Se definen tanto las especies arbóreas como la vegetación baja del parque inundable. Así, el castaño, el ameneiro y el roble poblarán la mayor parte del terreno que se verá completado con tomillo y lavanda. En los muros del parque se implantará parra, una especie trepadora con el objetivo de disimular la pantalla de hormigón. Mobiliario general: Se definen la geometría y características de los bancos, de las papeleras y de los surtidores de agua. Mobiliario infantil: Se define también el diferente mobiliario que forma los parques infantiles ubicados dentro del área del parque.. La tierra vegetal que se aporta es la que se recupera de la zona en la que se llevan a cabo las obras, retirada al comienzo de las mismas.. 20. Gestión de residuos En este anejo se sigue lo establecido por el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. En esta normativa se establecen los requisitos mínimos de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCDs), con objeto de promover su prevención, reutilización, reciclado, valoración y el adecuado tratamiento de los destinados a eliminación. Se realiza una estimación de residuos a generar, de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002 (Lista europea de residuos, LER). En dicha tabla se muestra un listado de los productos LER (Lista Europea de Residuos) que se generarán en la obra, así como su densidad y cantidad expresada en metros cúbicos y toneladas, en la que además se indican las principales actividades en las que se genera dicho residuo. El presupuesto de ejecución material destinado a la Gestión de residuos asciende a la cantidad de 1.011.627,33€.. 21. Obras complementarias Además de las obras principales necesarias para llevar a cabo el parque inundable, se considera necesaria la definición de obras complementarias que permitan definir correctamente la obra. Estas obras son: • •. •. Desvío provisional del tráfico: En el Anejo nº20 se hace una propuesta de desvío de tráfico teniendo en cuenta los tramos afectados. Reposición del firme afectado: Tanto para la ejecución de los marcos de hormigón como para la ejecución de los muros ménsula, se espera que se afecte al pavimento de las carreteras aledañas. Por esto se define una sección tipo en este Anejo para su reposición. Mobiliario urbano: El mobiliario urbano definido en el correspondiente anejo de la memoria debe ser también ejecutado en el parque.. En el Anejo nº20: Obras complementarias se desarrolla esta información.. 22. Mantenimiento Se dedica un Anejo completo a la mención de la necesidad de valorar el mantenimiento de las distintas partes que conforman el proyecto. Destaca el mantenimiento del pavimento del parque, intentando evitar cualquier rotura o estiramiento, así como la reposición del material en caso de ser necesario. Página 13 de 17.
(19) Mitigación del riesgo de desbordamiento del río Con en Vilagarcía de Arousa. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Gonzalo García-Alén Lores. MEMORIA DESCRIPTIVA. Debido a la existencia de elementos de drenaje, habrá que mantenerlos libres y limpios, para conseguir mantener su capacidad de desagüe, de manera que no pierda su función. De igual manera que habrá que mantener en condiciones adecuadas las clapetas instaladas para evitar el retorno de las aguas. Por último, habrá que tener en cuenta que los elementos que conformen las zonas verdes creadas deberán ser mantenidos y conservados adecuadamente, de manera que deberán ser revisados para mantener el estado que requieren.. 23. Estudio ambiental En el Anejo nº22: Estudio ambiental se realiza una evaluación ambiental de las previsibles interferencias que generará la construcción del proyecto en el entorno. La evaluación ambiental consiste básicamente en un proceso de análisis y síntesis de información. El objetivo básico de este estudio es contribuir a evitar posibles alteraciones e impactos sobre el medioambiente que serían muy costosos y difíciles, si no imposibles, de conseguir a posteriori. En muchos casos será imposible evitar por completo los impactos, por lo que el objetivo será minimizarlos en la medida de lo posible. Para ello se realiza el estudio de acuerdo a la legislación vigente, organizado en las siguientes fases: • • • •. • • •. Objeto y descripción del proyecto y sus acciones. Exposición de las alternativas estudiadas y justificación de la solución adoptada. Inventario ambiental. Evaluación y cuantificación de los efectos previsibles directos o indirectos sobre la población, la salud, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales y la interacción entre todos los factores durante las fases de proyecto. Medidas que permiten prevenir, corregir y en su caso compensar los efectos adversos sobre el medioambiente. Programa de vigilancia ambiental. Resumen del estudio y conclusiones.. 24. Estudio de seguridad y salud El estudio de seguridad y salud en el trabajo establece las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y. mantenimiento, y a las instalaciones preceptivas de higiene, salud y bienestar de los trabajadores. Este estudio servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos de edificación y Obras Públicas. Será de obligatoriedad su inclusión en el proyecto ya que supera varios de los criterios mínimos que se establecen en su articulado. El presupuesto de ejecución material destinado al Estudio de Seguridad y Salud asciende a 61.730,40€.. 25. Plazo de ejecución de las obras y plazo de garantía Se estima un plazo de ejecución de las obras de VEINTE (20) meses debido a la envergadura de la actuación y a los trabajos necesarios para su ejecución. La información sobre este plazo de ejecución desglosado en los distintos programas de trabajos indicando su tiempo de duración e inversión, así como el Diagrama de Gantt del proyecto se recoge en el Anejo 24: Plan de obra. Este plazo comenzará a partir del día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo. Tiene únicamente carácter orientativo, y prevalecerá cualquier otro plazo fijado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del propio contrato de obras. El plazo de garantía se establecerá en el Pliego de Cláusulas particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año, salvo casos especiales.. 26. Revisión de precios Con finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 89: Procedencia y límites del Capítulo II Revisión de precios en los contratos del sector público del Legislativo 9/2017, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se redacta el Anejo nº26 Revisión de precios. Según lo indicado en dicho artículo y puesto que la duración de la obra es de veinte (20) meses, a priori no sería necesaria una revisión de precios.. Página 14 de 17.
(20) Mitigación del riesgo de desbordamiento del río Con en Vilagarcía de Arousa. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Gonzalo García-Alén Lores. MEMORIA DESCRIPTIVA. A pesar de ello, y teniendo en cuenta el carácter aproximado del plazo de obra indicado, así y como, con el objetivo de tener en cuenta posibles demoras o retrasos en la ejecución de las obras, se seleccionará, a título indicativo, una fórmula de revisión de precios para el presente Proyecto, siendo válido lo que al respecto se defina en el Pliego de Cláusulas Administrativas. De este modo, según lo indicado en la normativa expuesta, se propone para la revisión la Fórmula como la fórmula más adecuada a la situación de proyecto de Clase de obra Hidráulicas, su expresión es la siguiente:. En el Documento nº4: Presupuesto, figuran las mediciones de todas las unidades de obra que intervienen en el proyecto, así como los Cuadros de Precios. Aplicando a las citadas mediciones los correspondientes precios que figuran en los Cuadros de Precios, se obtiene un Presupuesto de Ejecución Material de: CINCO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL SESENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (5.511.061,50€).. 1 Actuaciones previas 2 Movimiento de tierras 3 Estructura 3.1 Marco de hormigón 3.2 Pantallas 3.3 Muros ménsula 3.4 Escalera 4 Instalaciones 4.1 Iluminación 4.2 Drenaje 4.3 Sistema de alerta 4.4 Accesibilidad 5 Varios 5.1 Mobiliario urbano 5.2 Jardinería. Importe 74.482,09 800.177,43 2.006.456,31 13.838,95 1.475.372,70 410.462,33 106.782,33 139.917,62 78.199,61 34.374,34 10.942,97 16.400,70 1.412.430,32 109.388,84 233.920,45. 1.022.488,71 46.632,32 61.730,40 1.011.627,33 4.240,00 5.511.061,50. 13% de gastos generales 6% de beneficio industrial Presupuesto base de licitación 21% IVA Presupuesto base de licitación con IVA. 716.438,00 330.663,69 6.558.163,19 1.377.214,27 7.935.377,46. Expropiaciones Ocupación temporal. 27. Presupuesto para conocimiento de la administración. Capítulo Capítulo Capítulo Capítulo Capítulo Capítulo Capítulo Capítulo Capítulo Capítulo Capítulo Capítulo Capítulo Capítulo Capítulo Capítulo. Capítulo 5.3 Firmes y pavimentos Capítulo 5.4 Reposición de servicios Capítulo 6 Seguridad y salud Capítulo 7 Gestión de residuos Capítulo 8 Limpieza y terminación de las obras Presupuesto de ejecución material. % 1.35 14.52 36.41 0.25 26.77 7.44 1.94 2.54 1.42 0.62 0.19 0.29 25.63 1.98 4.24. Presupuesto para conocimiento de la administración. 18.55 0.85 1.12 18.35 0.08. 2.037.179,70 43.821,60 10.016.378,76. Incrementada la suma del Presupuesto de Ejecución Material de las Obras en un 13% de Gastos Generales y un 6% de Beneficio Industrial, de acuerdo con la legislación vigente, se obtiene un Presupuesto de Licitación de SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (6.558.163,19 €). Considerando el Presupuesto de Licitación obtenido anteriormente e incrementando en el 21% correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido según Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, se obtiene un Presupuesto de Licitación más IVA de SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (7.935.377,46 €). Asciende el presupuesto para conocimiento de la administración a la expresada cantidad de. DIEZ MILLONES DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (10.016.378,76 €).. 28. Clasificación del contratista Según lo establecido en el punto 1a) del artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, “Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la. Página 15 de 17.
(21) Mitigación del riesgo de desbordamiento del río Con en Vilagarcía de Arousa. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Gonzalo García-Alén Lores. MEMORIA DESCRIPTIVA. exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar”. Según esto, como el presupuesto del presente Proyecto es superior a 500.000 euros será necesario establecer la Clasificación del Contratista.. 31. Documentos de los que consta el proyecto •. La propuesta de la clasificación del Contratista, con los grupos, subgrupos y categorías en los que deberá estar clasificado son: • • •. o MEMORIA DESCRIPTIVA o MEMORIA JUSTIFICATIVA. Grupo B: Puentes, viaductos y grandes estructuras. Subgrupo 2: De hormigón armado. Categoría 4: Anualidad media entre 840.000 y 2.400.000 €.. Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo. En el Anejo nº28 se desarrolla esta información.. 29.. Informe de supervisión. Con el objeto de lo indicado en el Artículo 233: Supervisión de Proyectos del Real Decreto Legislativo 9/2017, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y puesto que el Presupuesto Base de licitación alcanza la cuantía de 7.935.377,46 euros y por lo tanto, supera los 350.000 euros indicados en dicho artículo, los órganos de contratación deberán solicitar un informe de las correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los proyectos encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así como la normativa técnica que resulten de aplicación para cada tipo de proyecto. La responsabilidad por la aplicación incorrecta de las mismas en los diferentes estudios y cálculos se exigirá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123.4.. 30. Declaración de obra completa La obra objeto del presente Proyecto incluye todos los trabajos accesorios que la convierten en ejecutable y comprende todos los elementos necesarios para su explotación, y por lo tanto se considera que reúne todas las condiciones reflejadas en el Real Decreto Legislativo 9/2017, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y cumple asimismo con el Art. 58 del “Reglamento General de Contratación del Estado”. El proyecto “MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESBORDAMIENTO DEL RÍO CON EN VILAGARCÍA DE AROUSA” se refiere a obra completa, por lo que reúne todos los elementos necesarios para su puesta en funcionamiento y utilización, y es susceptible de ser entregada al uso o al servicio público.. DOCUMENTO Nº1: MEMORIA. •. nº1: Antecedentes y situación actual nº2: Estudio geológico Nº3: Estudio geotécnico nº4: Legislación y normativa nº5: Estudio climatológico nº6: Estudio hidrológico nº7: Estudio hidráulico nº8: Cartografía y topografía nº9: Estudio de alternativas nº10: Estudio sísmico nº11: Movimiento de tierras nº12: Estructura nº13: Expropiaciones nº14: Servicios afectados nº15: Instalaciones nº16: Firmes nº17: Plan de emergencia nº18: Ordenación ecológica, estética y paisajística nº19: Gestión de residuos nº20: Obras complementarias nº21: Mantenimiento nº22: Estudio ambiental nº23: Estudio de seguridad y salud nº24: Plan de obra nº25: Justificación de precios nº26: Fórmula de revisión de precios nº27: Presupuesto para conocimiento de la administración nº28: Clasificación del contratista nº29: Reportaje fotográfico. DOCUMENTO Nº2: PLANOS 1. Análisis e ideación An.01 An.02 An.03 An.04 An.05. El lugar Análisis de la parcela Idea Cuaderno El parque como elemento laminador. Página 16 de 17.
(22) Mitigación del riesgo de desbordamiento del río Con en Vilagarcía de Arousa. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Gonzalo García-Alén Lores. MEMORIA DESCRIPTIVA. 2. Urbanismo Ur.01 Ur.02 Ur.03 Ur.04. C.08 Movimiento de tierras VI C.09 Movimiento de tierras VII. Situación Emplazamiento Urbanización I Urbanización II. 6. Instalaciones In.01 In.02 In.03 In.04 In.05 In.06. 3. Arquitectura Ar.01 Ar.02 Ar.03 Ar.04 Ar.05 Ar.06 Ar.07 Ar.08 Ar.09. Replanteo general: Bases Replanteo general I Replanteo general II Replanteo general III Replanteo general IV Replanteo general V Secciones I Secciones II Vistas axonométricas. 4. Estructura Es.01 Es.02 Es.03 Es.04 Es.05 Es.06 Es.07 Es.08 Es.09 Es.10 Es.11 Es.12 Es.13 Es.14 Es.15 Es.16 Es.17 Es.18 Es.19 Es.20 Es.21 Es.22 Es.23. Replanteo cimentación I Replanteo cimentación II Replanteo cimentación III Replanteo cimentación IV Replanteo cimentación V Replanteo cimentación VI Replanteo cimentación VII Replanteo cimentación VIII Ubicación pantallas y muros I Ubicación pantallas y muros II Ubicación pantallas y muros III Ubicación pantallas y muros IV Ubicación pantallas y muros V Ubicación pantallas y muros VI Ubicación pantallas y muros VII Marco de hormigón prefabricado PA01 PA02 PA03 PA04 Anclajes Proceso constructivo de las pantallas M01. Accesibilidad Evacuación Red eléctrica Red de abastecimiento Reposición de servicios afectados Drenaje. •. DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. •. DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO o Mediciones o Cuadro de precios nº1 o Cuadro de precios nº2 o Presupuesto o Resumen del presupuesto. 32. Conclusión El proyecto que se presenta ha sido redactado conforme a la legislación vigente y cumple la normativa obligada para este tipo de proyectos, por lo que se somete a la consideración del tribunal académico competente para su aprobación si procediese. En A Coruña, septiembre de 2019 El autor del Proyecto,. Gonzalo García-Alén Lores. 5. Construcción C.01 C.02 C.03 C.04 C.05 C.06 C.07. Escalera Detalles constructivos Movimiento de tierras I Movimiento de tierras II Movimiento de tierras III Movimiento de tierras IV Movimiento de tierras V. Página 17 de 17.
(23) Mitigación del riesgo de desbordamiento del río Con en Vilagarcía de Arousa. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. MEMORIA JUSTIFICATIVA. Mitigación del riesgo de desbordamiento del río Con en Vilagarcía de Arousa. Memoria justificativa. Gonzalo García-Alén Lores.
(24) Mitigación del riesgo de desbordamiento del río Con en Vilagarcía de Arousa. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Gonzalo García-Alén Lores. ANEJO Nº1 ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL. Mitigación del riesgo de desbordamiento del río Con en Vilagarcía de Arousa. Anejo nº1: Antecedentes situación actual. y.
(25) Mitigación del riesgo de desbordamiento del río Con en Vilagarcía de Arousa. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Gonzalo García-Alén Lores. ANEJO Nº1 ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL. Índice 1.. Introducción ...........................................................................................3. 2.. Localización de las obras ..........................................................................3. 3.. Antecedentes .........................................................................................3. 4.. Situación actual ......................................................................................3 4.1 Tramo 0 ..............................................................................................4 4.2 Tramo 1 ..............................................................................................5 4.2.1 Puente de la R/Valle Inclán ..............................................................6 4.2.2 Pasarela R/Arzobispo Lago ...............................................................7 4.2.3 Puente de Vista Alegre ....................................................................7 4.3 Tramo 2 ..............................................................................................8 4.3.1 Antiguo puente de Vista Alegre .........................................................8 4.3.2 Arroyo de Santa Mariña ...................................................................9 4.3.3 Pasarela T/Alejandro Cerecedo .........................................................9 4.4 Tramo 3 ............................................................................................ 10 4.4.1 Puente R/Ramón Cabanillas............................................................ 10 4.4.2 Subtramo puente R/Ramón Cabanillas- puente R/Santa Eulalia ........... 12 4.4.3 Puente R/Santa Eulalia .................................................................. 13 4.4.4 Subtramo puente R/Santa Eulalia- pasarela R/Fariña Ferreño .............. 14 4.4.5 Pasarela R/Fariña Ferreño .............................................................. 14 4.4.6 Subtramo pasarela R/Fariña Ferreño- pasarela R/Arzobispo Gelmírez ... 15 4.4.7 Pasarela R/Arzobispo Gelmírez ....................................................... 15 4.4.8 Subtramo pasarela R/Arzobispo Gelmírez- puente R/Doctor Tourón ..... 16 4.4.9 Puente R/Doctor Tourón ................................................................ 17 4.5 Tramo 4 ............................................................................................ 18 4.5.1 Puente de la R/Ramón Cabanillas .................................................... 18 4.6 Tramo 5 ............................................................................................ 19 4.6.1 Puente de la R/Rodrigo de Mendoza ................................................ 19. 5.. Predicciones futuras .............................................................................. 19. 6.. Marco legal .......................................................................................... 20. 7.. Conclusiones ........................................................................................ 20. 8.. Referencias .......................................................................................... 20. Página 2 de 20.
TítuloAcondicionamiento y rehabilitación del campo de fútbol municipal de Trasmiras y de su entorno (Ayuntamiento de Trasmiras, Ourense)
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS Universidad de A Coruña Fundación de la Ingeniería Civil.. Autor del proyecto: MIGUEL FERREIRO
TítuloAmpliación y protección del puerto de Chapela
NOMBRE DE LA ESCUELA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS TITULACIÓN GRADO EN TECNOLOGÍA DE LA INGENIERÍA CIVIL TÍTULO DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y
TítuloAnteproyecto de construcción de gradas con cubierta en el campo de fútbol Lendoiro, en A Barcala (Cambre)
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS Proyecto fin de grado Titulación: Grado en Tecnología de la Ingeniería Civil Autor: Danilo Rivera Cugler 14/10/2015
TítuloAnteproyecto de variante de Portomouro y puente sobre el río Tambre
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña Autor del proyecto Título del proyecto Anteproyecto de variante de Portomouro y puente sobre el río
TítuloAnteproyecto línea de alta velocidad Lugo Ourense, tramo Sarria Oural
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos.. BALASTO CAPA DE
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.. Descripción de
TítuloMejora de la accesibilidad al término de Villafranca del Bierzo, León
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS Proyecto Fin de Grado de Ingeniería de Obras Públicas “Mejora de de la accesibilidad al término municipal de
TítuloMejora del Camino de Santiago y pasarela peatonal sobre el P K 301 de la N 525 en el entorno de la iglesia de Taboada (Silleda)
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Firma:.. Título del
TítuloMejora y ensanche de la LU 710 en el tramo Baralla Neira de Rei
Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña Grado en Tecnología de la Ingeniería Civil.. ANTEPROYECTO FIN DE

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Artículo 89
 artículo 77
 Artículo 233
 Real Decreto 
 artículo 123
 Real Decreto