Source: http://docplayer.pl/2892820-Kgp-4101-06-03-2012-p-12-056-wystapienie-pokontrolne.html
Timestamp: 2018-03-24 00:56:47+00:00

Document:
KGP /2012 P/12/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - PDF
KGP /2012 P/12/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Download "KGP 4101-06-03/2012 P/12/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"
1 KGP /2012 P/12/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/056 Rozwój gazowej sieci przesyłowej Najwyższa Izba Kontroli Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Kontrolerzy 1. Edyta Kosiarz, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr z dnia 4 września 2012 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2) 2. Małgorzata Kornaga, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr z dnia 25 października 2012 r. (dowód: akta kontroli str. 3-4) Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna, ul. Mszczonowska 4, Warszawa (dalej: GAZ-SYSTEM SA lub Spółka). Prezesem Zarządu Spółki od dnia 30 czerwca 2009 r. jest Pan Jan Chadam. Poprzednio funkcję Prezesa Zarządu Spółki pełnił Pan Igor Wasilewski od 14 czerwca 2006 r. do 30 czerwca 2009 r. Od 11 kwietnia 2006 r. do 14 czerwca 2006 r. funkcję p.o. Prezesa Zarządu pełnił Pan Paweł Stańczak. (dowód: akta kontroli str. 4-10) Ocena ogólna Uzasadnienie oceny ogólnej II. Ocena kontrolowanej działalności Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. GAZ-SYSTEM SA, utworzona w 2005 r., w latach była sukcesywnie wyposażana w infrastrukturę przesyłową. W latach Spółka realizowała inwestycje w systemie przesyłowym, zwiększając zarówno kwoty nakładów inwestycyjnych, jak i długość oddanych do eksploatacji gazociągów przesyłowych gazu ziemnego. Realizowane i podejmowane inwestycje były zgodne z zadaniami, nałożonymi na Spółkę przez ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu 1, a także rekomendowanymi w Polityce energetycznej Polski do Finansowanie inwestycji GAZ-SYSTEM SA zapewnił m.in. poprzez pozyskanie środków z funduszy UE. W okresie objętym kontrolą Spółka zrealizowała przyjęte w PEP 2030 zadania dotyczące połączeń międzynarodowych (międzysystemowych). Sześć zbadanych podczas kontroli inwestycji w tym zakresie wykonano z przekroczeniem założonych terminów, jednak opóźnienia te były spowodowane przyczynami niezależnymi od Spółki. Niewybudowanie międzysystemowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe), zadania nałożonego ustawą o terminalu LNG, wynikało z uwarunkowań międzynarodowych. 1 Dz. U. Nr 84, poz. 700 ze zm., dalej: ustawa o terminalu LNG. 2 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2030 r. (M.P. Nr 2, poz. 11), dalej PEP
3 W 2011 r. Spółka została wyznaczona na niezależnego operatora polskiego odcinka gazociągu jamalskiego. W związku z tym możliwe stało się korzystanie z usługi wirtualnego rewersu 3, która pozwala na sprowadzenie do Polski gazu z kierunku zachodniego. W 2012 r. Spółka podjęła działania zmierzające do przygotowania fizycznego odwróconego przepływu gazu w punkcie Mallnow na gazociągu jamalskim. W krajowym systemie przesyłowym Spółka realizowała inwestycje strategiczne, m.in. budowę gazociągów: Świnoujście Szczecin, Szczecin Gdańsk, Szczecin- Lwówek, Włocławek Gdynia, Rembelszczyzna Gustorzyn, Gustorzyn Odolanów oraz Lwówek Odolanów 4. NIK zauważa opóźnienia w realizacji większości zadań inwestycyjnych. Gazociąg Włocławek-Gdynia oddano do użytku z ponad 6-miesięcznym opóźnieniem. Pozostałe 6 inwestycji znajdowało się w trakcie kontroli w fazie realizacji, a opóźnienia wynosiły po kilka miesięcy. Istotnych opóźnień nie było jedynie w pracach dotyczących gazociągów Rembelszczyzna Gustorzyn oraz Lwówek Odolanów (realizację projektu inwestycyjnego rozpoczęto w 2012 r.). Opóźnienia występowały zarówno na etapie projektowania, jak i wykonania poszczególnych inwestycji. Przyczynami tego były przede wszystkim nieuwzględnienie niektórych założeń technicznych na etapie planowania inwestycji, przedłużające się procedury uzgadniania projektów technicznych oraz uzyskiwania decyzji administracyjnych w związku z występowaniem o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, równoczesne prowadzenie postępowań przez komisje przetargowe złożone z tych samych pracowników Spółki, planowanie czasochłonności poszczególnych etapów procesu inwestycyjnego bez uwzględnienia niektórych elementów procedowania. Na przedłużanie prac wpłynęły też czynniki zewnętrzne, takie jak odkrycie nowych stanowisk archeologicznych lub obszarów chronionej przyrody, problemy techniczne, które istotnie wpłynęły na długość prowadzonych robót budowlanych, a także problemy finansowe wykonawców i podwykonawców. Należy też wskazać, że opóźnienia w stosunku do harmonogramów w niektórych przypadkach wynikały z tego, że już w momencie podpisywania umów z wykonawcami terminy były nierealne, bo harmonogramy odnosiły się do terminów wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówień (SIWZ), które ze względu na przedłużenie się procedur przetargowych w momencie podpisania umów były niemożliwe do dochowania. NIK pozytywnie ocenia działania Spółki, podejmowane w celu skrócenia opóźnień w terminach prowadzonych inwestycji strategicznych, które polegały na rozpoczęciu procedury przetargowej przed ostatecznym otrzymaniem dokumentacji technicznej, zwiększeniu płynności finansowej wykonawców robót budowlanych oraz bieżącym nadzorowaniu inwestycji, umożliwiającym niezwłoczne podejmowanie działań zaradczych. Opis stanu faktycznego III. Opis ustalonego stanu faktycznego 1. Planowanie i realizacja planów inwestycyjnych na majątku przesyłowym gazu ziemnego Inwestycje na majątku leasingowanym od PGNiG SA Do 2010 r. włącznie inwestycje na majątku przesyłowym były realizowane na podstawie dwóch planów: Planu inwestycyjnego dla majątku leasingowanego od 3 Możliwość odbioru gazu z kierunku przeciwnego niż jego faktyczny przepływ. 4 Realizację podjęto w 2012 r. 3
4 Uwagi dotyczące badanej działalności Opis stanu faktycznego PGNiG SA oraz Planu inwestycyjnego dla majątku OGP GAZ-SYSTEM SA. Wynikało to z etapowego wyposażania GAZ-SYSTEM SA w majątek przesyłowy, przekazywany w formie aportu rzeczowego przez Skarb Państwa w latach (dowód: akta kontroli str ) Plan inwestycyjny dla majątku leasingowanego od PGNiG SA był sporządzany wspólnie przez PGNiG SA i GAZ-SYSTEM SA, na podstawie Umowy w sprawie przygotowania technicznego i realizacji inwestycji dla potrzeb systemu przesyłowego, zawartej między spółkami w dniu 28 czerwca 2005 r. Na tej podstawie GAZ-SYSTEM SA był uprawniony na etapie przygotowania zadania inwestycyjnego do: akceptacji harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego, udziału w komisjach przetargowych, uzgodnienia i akceptacji dokumentacji projektowej, kontroli rzeczowo-finansowej nad realizacją etapu przygotowania zadania inwestycyjnego, w tym akceptacji zmian warunków rzeczowych i finansowych podpisanych umów na dokumentację, a na etapie realizacji zadania inwestycyjnego do udziału w czynnościach: nadzoru robót budowlanych, dokonywania odbiorów częściowych od wykonawców, dokonywania odbiorów końcowych. (dowód: akta kontroli str , ) Wartość nakładów inwestycyjnych, przyjętych w Planach inwestycyjnych dla majątku leasingowanego od PGNiG SA za lata , w kolejnych latach malała w związku z przekazywaniem majątku przesyłowego do Skarbu Państwa w formie dywidendy rzeczowej i wynosiła od 225 mln zł w 2006 r. do 8,9 mln zł w 2010 r. Podobnie zmniejszały się kwoty faktycznych nakładów (103,9 mln zł w 2006 r., co stanowiło 46,2% planowanych nakładów, 5,2 mln zł w 2010 r., tj. 58% planu). (dowód: akta kontroli str ) W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami pomiędzy spółkami, prawie wszystkie plany inwestycyjne dla majątku leasingowanego od PGNiG SA na lata były sporządzane i przekazywane z naruszeniem terminów zawartych w pkt i ww. Umowy. Przygotowanie i realizacja planów inwestycyjnych dotyczących majątku przesyłowego przez PGNiG SA naruszało zalecenia dyrektywy 2003/55/WE 5 mówiące o pełnej samodzielności operatora systemu przesyłowego w przygotowaniu planów rozwoju tego systemu. W związku z tym skrócenie okresu obowiązywania Umowy leasingu operacyjnego 6 z 17 do 6 lat NIK ocenia pozytywnie. W dniu 7 października 2011 r. zawarto Porozumienie w sprawie rozwiązania Umowy Leasingu Operacyjnego. Planowanie inwestycji na majątku GAZ-SYSTEM SA (dowód: akta kontroli str , ) W latach Zarząd Spółki na podstawie 17 i 18 Statutu Spółki przyjmował i przedkładał Radzie Nadzorczej do zaopiniowania strategiczne plany wieloletnie, plany rozwoju sieci przesyłowej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 7 oraz plany inwestycyjne. 5 Dyrektywa 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 98/30/WE (Dz. U. U. E. L ). 6 Umowa leasingu operacyjnego zawarta w dniu 16 maja 2005 r. w Warszawie pomiędzy PGNiG SA a PGNiG Przesył Sp. z o.o. 7 Dz. U. z 2012 r., poz
5 W ww. okresie Spółka przyjęła do realizacji Założenia strategii działania Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA z 2007 r. 8 oraz Strategię GAZ- SYSTEM SA w perspektywie do 2014 roku i do 2020 roku z 2011 r. 9 W obu planach głównymi założeniami inwestycji rozwijających sieć przesyłową były: likwidacja tzw. wąskich gardeł w systemie oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez przygotowanie systemu do odbioru gazu z nowych kierunków importu. W tym celu zaplanowano projekty inwestycyjne w północno-zachodniej Polsce, a w ramach połączeń międzysystemowych zaplanowano do końca 2014 r. budowę terminalu LNG (o przepustowości 5 mld m 3 /rok), budowę interkonektora łączącego polski i czeski system przesyłowy, umożliwienie fizycznego rewersu na gazociągu jamalskim (SGT), rozbudowę polsko-niemieckiego połączenia systemów przesyłowych w Lasowie. Ponadto, w związku z długofalową koncepcją rozwoju systemu przesyłowego, po 2014 r. zaplanowano m.in. rozbudowę terminalu LNG do 7,5 mld m 3 /rok, dalszą rozbudowę połączenia polskiego i czeskiego systemu przesyłowego do 2 mld m 3 /rok, budowę interkonektora pomiędzy Polską i Danią (projekt Baltic Pipe), połączenia polskiego systemu przesyłowego z systemem słowackim oraz litewskim, budowę nowych interkonektorów na granicy polskoniemieckiej. W celu eliminacji wąskich gardeł do końca 2014 r. zaplanowano budowę następujących gazociągów: Rembelszczyzna Gustorzyn (176 km), Gustorzyn Odolanów (168 km), Świnoujście Szczecin (80 km), Szczecin Lwówek (186 km), Szczecin Gdańsk (265 km), Włocławek Gdynia (64 km), Taczalin Radakowice (32 km), Radakowice Gałów (7 km), Jeleniów Dziwiszów (65 km), Polkowice Żary (66 km), rejon Podbeskidzia (21 km). (dowód: akta kontroli str ) Zgodnie z art. 16 ustawy Prawo energetyczne GAZ-SYSTEM SA sporządzał plany rozwoju sieci przesyłowych. W latach Spółka sporządziła trzy plany rozwoju na lata , i wraz z aktualizacjami. (dowód: akta kontroli str , ) Spółka corocznie sporządzała roczne wykazy zadań inwestycyjnych, a od roku obrachunkowego 2008/ letnie plany inwestycyjne 10. W związku z sukcesywnym wyposażaniem GAZ-SYSTEM SA w majątek przesyłowy gazu ziemnego corocznie wzrastała kwota planowanych zadań inwestycyjnych na poszczególne lata obrachunkowe od 96,7 mln zł w roku obrachunkowym 2006/2007 do mln zł w 2012 r. Nakłady inwestycyjne poniesione przez Spółkę w latach na inwestycje kształtowały się na poziomie od 70,6 mln zł w roku obrachunkowym 2006/2007 do 1 358,5 mln zł w 2012 r. 11 W kolejnych latach wartość zaplanowanych i zrealizowanych zadań inwestycyjnych wykazywała tendencję wzrostową. Wartość niezrealizowanych zadań od roku obrotowego 2008/2009 nie przekroczyła 10% zaplanowanych przedsięwzięć. (dowód: akta kontroli str ) Uwagi dotyczące badanej działalności Od 2009 r. zwiększała się w każdym roku liczba zadań niezrealizowanych (w roku obrotowym były to 34 zadania, stanowiące 6% zaplanowanych zadań, a w 2011 r. 248 zadań, stanowiących 39% zaplanowanych). Według Spółki głównymi 8 Przyjęta przez Zarząd Spółki uchwałą nr 286/Z/2007 z dnia 24 września 2007 r. i pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 68/R/2007 z dnia 26 września 2007 r. 9 Przyjęta przez Zarząd Spółki uchwałą nr 200/Z/2011 r. z dnia 8 czerwca 2011 r. i pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 55/R/2011 z dnia 1 lipca 2011 r. 10 Do roku obrachunkowego 2007/2008 włącznie Spółka sporządzała roczne plany inwestycyjne. 11 Poniesione nakłady za miesiąc grudzień na podstawie zaksięgowanych faktur, przed dokonaniem rozliczeń. 5
6 Opis stanu faktycznego Ocena cząstkowa Opis stanu faktycznego przyczynami niepełnej realizacji planów były: brak dostępu do gruntów (opóźnienia w pozyskiwaniu zgód właścicieli nieruchomości dla realizacji inwestycji), przedłużający się czas trwania postępowań o zamówienia, opóźnienia urzędów w wydawaniu decyzji administracyjnych, zmiany terminów umów przyłączeniowych, zmiany związane z przekazaniem majątku do dystrybucji, problemy z realizacją przyłączy energetycznych, uzgodnień z PKP SA oraz odpowiednimi urzędami zarządzającymi drogami, zmiana warunków technicznych oraz zakresu inwestycji. W ocenie NIK, poza wskazanymi przez Spółkę przyczynami, powodami niepełnej realizacji planów inwestycyjnych były opóźnienia wynikające z organizacji zadań inwestycyjnych przez Spółkę (uwagi w tym zakresie zostały przedstawione w dalszej części wystąpienia). Rozwój sieci przesyłowej w związku z realizacją inwestycji przez GAZ- SYSTEM SA W wyniku realizacji inwestycji Spółka w latach wybudowała łącznie 396,5 km sieci przesyłowych i zwiększyła ich łączną wydajność o m 3 /h. Najwięcej linii przesyłowych w związku z realizowanymi inwestycjami wybudowano w latach , natomiast najmniej linii przesyłowych wybudowano w latach (odpowiednio: 15,8 km, 0,5 km i 6,7 km). Przyrost sieci przesyłowych w 2006 r. o 75,9 km wynikał głównie z przekazania Spółce w ramach aportu rzeczowego zadań inwestycyjnych w toku budowy (po 2 odcinki gazociągów Mory Piotrków Trybunalski oraz Włocławek Gdynia). Według wyjaśnień Zarządu Spółki na niski przyrost sieci przesyłowych w latach istotny wpływ miała konieczność stworzenia opracowań koncepcyjnych i analitycznych. (dowód: akta kontroli str , , 2202, ) W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 2. Finansowanie inwestycji W okresie objętym kontrolą Spółka corocznie osiągała zysk netto (rok obrachunkowy 2006/2007 objął 12 miesięcy, a rok obrachunkowy 2009/ miesięcy). (dowód: akta kontroli str , 4548) W latach Spółka nie korzystała z kredytów. W latach obrachunkowych 2009/ uzyskała natomiast dofinansowanie z funduszy UE. W celu zapewnienia na kolejne lata finansowania zewnętrznego Spółka zawarła 2 umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (każda na 600 mln złotych), umowę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (na 300 mln złotych) oraz umowę z pięcioma bankami w sprawie Programu Emisji Obligacji na łączną kwotę 1,7 mld zł. W dniu 3 grudnia 2012 r. GAZ-SYSTEM SA otrzymał pierwsze środki z kredytu (300 mln zł z Europejskiego Banku Inwestycyjnego). (dowód: akta kontroli str. 4407) W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. 12 Dane za 2012 r.: zrealizowane na dzień 30 września 2012 oraz planowane do ukończenia w 2012 r. 6
7 Ocena cząstkowa Opis stanu faktycznego Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 3. Realizacja przez GAZ-SYSTEM SA zadań określonych w PEP 2030 i ustawie o terminalu LNG Zgodnie z działaniem 2.16, zawartym w załączniku nr 3 do PEP 2030, Spółce rekomendowano zadania związane z dywersyfikacją dostaw gazu poprzez budowę systemu przesyłowego umożliwiającego dostawy gazu ziemnego z kierunków północnego, zachodniego i południowego oraz budowę połączeń realizujących w pierwszej kolejności postulat dywersyfikacji źródeł dostaw. W ramach powyższych założeń w latach Spółka budowała m.in. odcinki gazociągów: Włocławek Gdynia, Czeszów Wrocław, Nowogard Płoty, Lubliniec Częstochowa, Szczecin Gdańsk, Świnoujście Szczecin, Gustorzyn Odolanów, Szczecin Lwówek, Rembelszczyzna Gustorzyn, Jeleniów Tłocznia Jeleniów, Taczalin Radakowice, Radakowice Gałów, Jeleniów Dziwiszów oraz interkonektory Polska Niemcy (w rejonie Lasowa) i Polska Czechy (w rejonie Cieszyna). (dowód: akta kontroli str. 2136) Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 3 i art. 38 pkt 2 ustawy o terminalu LNG Spółka była zobowiązana do wybudowania gazociągu przyłączeniowego Świnoujście Szczecin, gazociągu i instalacji przyłączeniowych dla PMG Wierzchowice, Mogilno, Kosakowo i Goleniów, gazociągów Szczecin Gdańsk, Szczecin Lwówek, Lwówek Odolanów, Gustorzyn Odolanów, Włocławek Gdynia, Rembelszczyzna Gustorzyn, Jeleniów Dziwiszów, gazociągu stanowiącego odnogę połącznia międzysystemowego (Lasów)-Taczalin-Radakowice-Gałów-Wierzchowice oraz połączenia międzysystemowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) Realizacja inwestycji w zakresie połączeń międzysystemowych Inwestycje w zakresie połączeń międzysystemowych, zrealizowane przez Spółkę w latach , uwzględniały założenia planów inwestycyjnych oraz planów rozwojowych uzgodnionych z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki 13, a także innych strategicznych dokumentów Spółki. Połączenie z Niemcami w rejonie Lasowa (dowód: akta kontroli str ) W dniu 4 listopada 2008 r. GAZ-SYSTEM SA Oddział we Wrocławiu przyjął Koncepcję rozbudowy systemu przesyłowego pod kątem możliwości zwiększenia odbioru gazu od strony Lasowa. Założono podział inwestycji na 4 etapy, z czego etap I przewidywał budowę gazociągów: DN MOP 15 8,4 MPa o długości ok. 1 km relacji Jeleniów tłocznia Jeleniów, DN 500 MOP 8,4 MPa o długości ok. 65 km relacji Jeleniów Dziwiszów, DN 500 MOP 8,4 MPa o długości ok. 32 km relacji Taczalin Radakowice, DN 500 MOP 8,4 MPa o długości ok. 7 km relacji Radakowice Gałów, a także: 13 Dalej: URE. 14 Średnica nominalna. 15 Maksymalne ciśnienie robocze. 7
8 wykonanie próby stresowej 16 na gazociągu DN 400 PN 17 6,3 MPa Dziwiszów Taczalin wraz z dostosowaniem obiektów systemowych do wyższego ciśnienia, rozbudowę węzła Lasów, próbę stresową gazociągu DN 300 relacji tłocznia Jeleniów Taczalin wraz z dostosowaniem obiektów do ciśnienia podczas próby, rozbudowę tłoczni Jeleniów oraz tłoczni Krzywa. Łączną wartość prac oszacowano na ,2 tys. zł brutto. (dowód: akta kontroli str , ) Zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa systemu przesyłowego od strony Lasowa, po przyjęciu przez Zarząd Spółki, zostało pozytywnie zaopiniowane uchwałą Rady Nadzorczej nr 127/RN/2008 z 12 listopada 2008 r. (dowód: akta kontroli str , ) Nadzór inwestorski sprawowany był przez pracowników Spółki. W zakresie prac spawalniczych Spółka zleciła nadzór specjalistyczny, który był również zlecony w zakresie robót hydrotechnicznych i melioracyjnych dla gazociągu: Jeleniów- Dziwiszów, Taczalin-Radakowice oraz Radakowice-Gałów. (dowód: akta kontroli str , 2239, , ) Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy gazociągu Jeleniów tłocznia Jeleniów (w trybie przetargu ograniczonego) wszczęto 19 października 2009 r. W dniu 3 listopada 2009 r. GAZ-SYSTEM SA Oddział we Wrocławiu zawarł umowę z firmą NAFTA-GAZ-SERWIS SA, która zaproponowała najniższą cenę. Termin realizacji zadania wyznaczono na 30 sierpnia 2010 r., a koszt realizacji miał wynieść 5 221,6 tys. zł brutto. W związku z potrzebą wykonania dodatkowych robót nieujętych w projekcie budowlanym aneksem nr 1 do umowy termin realizacji zadania przesunięto na dzień 15 września 2010 r. W związku ze zmniejszeniem zakresu prac, strony umowy aneksem nr 2 ustaliły wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy w wysokości 4 933,83 tys. zł brutto. Odbiór końcowy odbył się 23 września 2010 r. Na dzień 30 listopada 2012 r. poniesione nakłady i koszty wyniosły 4 287,01 tys. zł, z czego kwotę 1 827,61 tys. zł stanowiły środki z EEPR 18. (dowód: akta kontroli str , , , , 2324, ) W wyniku budowy gazociągu Jeleniów Dziwiszów miał powstać pierścień gwarantujący większą elastyczność i niezawodność pracy całego systemu na Dolnym Śląsku. (dowód: akta kontroli str , ) Realizację projektu rozpoczęto w dniu 14 kwietnia 2008 r. podpisaniem umowy na projektowanie. W dniu 21 sierpnia 2009 r. uzyskano decyzję środowiskową, co było zgodne z harmonogramem. Dalsze kluczowe etapy procesu: zatwierdzenie projektu wykonawczego i budowlanego, uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji w zakresie terminalu, pozwolenie na budowę, podpisanie ramowej umowy na dostawę rur, zostały zrealizowane z opóźnieniem 1-2 miesięcznym w stosunku do przyjętego harmonogramu. Przyczynami opóźnienia wykonania projektu wykonawczego i budowlanego była m.in. konieczność uwzględnienia w dokumentacji opinii organów 16 Próba ciśnieniowa gazociągu na ogół wodna, pod ciśnieniem zbliżonym do granicy wytrzymałości materiału. 17 Ciśnienie nominalne. 18 European Energy Programme for Recovery. 8
9 i instytucji uzyskanych zgodnie z ustawą o terminalu LNG oraz zmiana przyjęcia obszarów występowania pierwszej klasy lokalizacji. W wyniku ogłoszonego przetargu ograniczonego najkorzystniejszą okazała się oferta Konsorcjum firm: JT Zakład Budowy Gazociągów Sp. z o.o., ZRUG TORUŃ SA, NAFTA-GAZ-SERWIS SA. Umowa z Konsorcjum została zawarta w dniu 7 marca 2011 r., co stanowiło opóźnienie w stosunku do przyjętego harmonogramu o ponad 2 miesiące (zaplanowano datę 27 grudnia 2010 r.) Było to spowodowane, poza ww. przyczynami, kontrolą uprzednią postępowania o udzielenie zamówienia przez Urząd Zamówień Publicznych. Strony ustaliły wysokość wynagrodzenia na kwotę ,5 tys. zł brutto. W aneksie nr 1 do umowy termin realizacji zadania polegającego na wpięciu budowanego gazociągu na terenie węzła w Dziwiszowie wyznaczono w okresie od 1 czerwca do 10 października 2011 r. W 2011 roku wystąpiły zdarzenia zakwalifikowane jako tzw. kwestie krytyczne, m.in. ujawnienie lokalizacji altan i wiat na trasie projektowanego gazociągu. Spowodowało to konieczność pilnego podjęcia rozmów i uzgodnień z Zarządem Ogródków Działkowych i właścicielami altan. Wystąpiły problemy techniczne ujawnione na etapie realizacji przekroczenia rzeki Kwisy przewiertem HDD 19. Zgodnie z harmonogramem gazociąg miał być ukończony do dnia 14 lipca 2011 r., faktycznie nastąpiło to 7 stycznia 2012 r. Zgodnie z SIWZ termin realizacji Inwestycji miał wynieść 10 miesięcy od podpisania umowy, uległ jednak przesunięciu do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Rozruch gazociągu zakończono w terminie o 6 dni dłuższym niż wynikało to z umowy z powodu powodzi w rejonie prac na rzece Kwisa. Termin końcowy realizacji inwestycji uległ przesunięciu do 12 miesięcy, w związku z czym aneksem nr 2 z dnia 22 marca 2012 r. strony ustaliły, że zakończenie rozruchu gazociągu nastąpi w terminie nie dłuższym niż do dnia 6 stycznia 2012 r. po faktycznym zakończeniu inwestycji. Pozwolenie na użytkowanie gazociągu uzyskano w dniu 19 lipca 2012 r. (dowód: akta kontroli str , , , , , , , , , , , 2225, , , , , , ) Na dzień 30 listopada 2012 r. poniesione nakłady i koszty wyniosły ,07 tys. zł, z czego kwotę ,06 tys. zł stanowiły środki z POIiŚ. (dowód: akta kontroli str. 1468,1572, ,2240, ) Budżet projektu budowy gazociągu Taczalin Radakowice szacowany na kwotę tys. zł netto został zmniejszony do kwoty tys. zł. Na dzień 30 listopada 2012 r. poniesione nakłady i koszty wyniosły tys. zł, w tym kwotę tys. zł stanowiły środki pochodzące z EEPR. (dowód: akta kontroli str. 1527, ,2240, ) Zgodnie z harmonogramem realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 31 marca 2008 r. podpisaniem umowy na projektowanie. Przekazanie gazociągu do eksploatacji miało nastąpić w dniu 8 kwietnia 2011 r. Pozwolenie na budowę oraz zawarcie umowy na budowę gazociągu, zaplanowane na 2010 r., zostały wykonane zgodnie z harmonogramem. Natomiast zatwierdzenie projektu wykonawczego i budowlanego, uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji w zakresie terminalu, podpisanie umowy na dostawę rur oraz armatury zostały zrealizowane w 2010 r. z opóźnieniem wynoszącym od 2 tygodni do 1,5 miesiąca. Termin zatwierdzenia projektu wykonawczego uległ przesunięciu z uwagi na brak 19 Tzw. horyzontalne przewierty sterowane. 9
10 uzgodnienia z Urzędem Dozoru Technicznego przyjętej przez GAZ-SYSTEM SA grubości ścianki 8 mm i konieczność opracowania nowych projektów wykonawczych dla zwiększonej grubości ścianki. Ostatnia decyzja lokalizacyjna została wydana w dniu 23 czerwca 2010 r., czyli w terminie przewidzianym w harmonogramie. Termin zawarcia umowy na dostawę rur uległ przesunięciu z uwagi na wpłynięcie odwołania od przetargu, które skierowano do Krajowej Izby Odwoławczej. Opóźnienie w podpisaniu umowy na dostawę armatury spowodowane było wydłużeniem się terminu analizy wniosków dopuszczających do udziału w postępowaniu, co było spowodowane koniecznością uzupełniania i wielokrotnych wyjaśnień wniosków złożonych przez wykonawców. W drodze przetargu ograniczonego wyłoniono wykonawcę inwestycji, którym było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pol-Aqua SA. W efekcie w dniu 20 września 2010 r. GAZ-SYSTEM SA Oddział we Wrocławiu zawarł umowę na budowę gazociągu. Strony ustaliły wynagrodzenie na kwotę ,6 tys. zł. Termin realizacji inwestycji miał wynieść 7 miesięcy od podpisania umowy. W aneksie nr 1 termin zakończenia realizacji inwestycji przesunięto o miesiąc (na dzień 20 maja 2011 r.) ze względu na warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie niektórych prac pod koniec 2010 r. oraz w lutym 2011 r. (dowód: akta kontroli str , , , , , , , , , , , , , , , ) Budżet inwestycji obejmującej budowę gazociągu Radakowice Gałów oszacowano na kwotę tys. zł netto, a następnie zmniejszono do kwoty tys. zł netto. Na ostatni dzień listopada 2012 r. poniesione nakłady i koszty wyniosły 7 860,7 tys. zł, z czego kwotę 2 946,56 tys. zł stanowiły środki pochodzące z EEPR. (dowód: akta kontroli str. 1535, , 2240, ) Realizacja projektu rozpoczęła się 29 lutego 2008 r. podpisaniem umowy na projektowanie, a przekazanie gazociągu do eksploatacji planowano w dniu 8 kwietnia 2011 r. W dniu 4 listopada 2008 r. (zgodnie z harmonogramem) uzyskano decyzję środowiskową. Uzyskanie pozwolenia na budowę także nastąpiło terminowo (w dniu 16 lipca 2010 r.). Pozostałe etapy projektu przewidziane do realizacji w 2010 r., czyli zatwierdzenie projektu wykonawczego i budowlanego, uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji, podpisanie umowy na dostawę rur, armatury oraz umowy na budowę gazociągu, wykonano z opóźnieniami nie przekraczającymi 2 miesięcy. Zatwierdzenie projektu wykonawczego uległo przesunięciu z uwagi na brak uzgodnienia z Urzędem Dozoru Technicznego przyjętych przez GAZ-SYSTEM SA parametrów rur (grubości ścianki 8 mm dla gazociągów DN 500 budowanych w I klasie lokalizacji). Opóźnienie w uzyskaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji spowodowane było zmianą stanowiska właścicielki gruntu w Gałowie odnośnie jego sprzedaży. Termin zawarcia umowy na dostawę rur uległ przesunięciu z uwagi na wpłynięcie odwołania od przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej i oczekiwanie na jej rozstrzygnięcia. Opóźnienie w podpisaniu umowy na dostawę armatury spowodowane było wydłużeniem się terminu analizy wniosków dopuszczających do udziału w postępowaniu, w konsekwencji konieczności uzupełniania i wielokrotnego wyjaśniania wniosków złożonych przez wykonawców. W dniu 8 lipca 2010 r. GAZ-SYSTEM SA Oddział we Wrocławiu zawarł umowę nr 4/ZP/01/0013/09-10 z firmą Budownictwo Urządzeń Gazowniczych Gazobudowa Sp. z o.o. z Zabrza. Strony ustaliły wysokość wynagrodzenia na kwotę tys. zł brutto. Termin realizacji Inwestycji miał wynieść 7 miesięcy od podpisania umowy. W aneksie nr 1 termin zakończenia budowy inwestycji wyznaczono na 28 lutego 10
11 2011 r. Gazociąg ukończono 8 marca 2011 r., odbiór końcowy nastąpił 20 maja 2011 r. (dowód: akta kontroli str , , , , , , , , , , , , , , ) Projekt rozbudowy węzła Lasów rozpoczął się w 2009 r. Postępowanie w trybie przetargu ograniczonego wszczęto w dniu 1 października 2009 r. Przetarg wygrała firma PBG SA i w dniu 22 października 2009 r. zawarła z GAZ-SYSTEM SA Oddział we Wrocławiu umowę. Termin realizacji zadania wyznaczono na dzień 31 sierpnia 2010 r., a koszt prac ustalono na 7 435,9 tys. zł brutto. Roboty budowlanomontażowe zakończyły się 31 sierpnia 2010 r., tj. z miesięcznym opóźnieniem. Było to spowodowane odkształconym trzpieniem istniejącego zaworu regulacyjnego wymagającym naprawy u producenta trwającej 34 dni. W aneksie nr 1 do umowy z dnia 22 października 2009 r., termin realizacji zadania przesunięto na 15 września 2010 r. Na dzień 30 listopada 2012 r. poniesione nakłady i koszty na inwestycję wyniosły 4 229,65 tys. zł, z czego kwotę 1 953,94 tys. zł stanowiły środki pochodzące z EEPR. (dowód: akta kontroli str. 1598, , , , , , , , 2228, 2324, 2328, ) Gazociąg wysokiego ciśnienia w rejonie Podbeskidzia Realizacja tego gazociągu (DN 500 L=21,9 km) pozwoliła na połączenie systemu przesyłowego Polski z systemem czeskim, a tym samym połączenie z czeskimi gazociągami tranzytowymi do Europy Zachodniej. (dowód: akta kontroli str , ) Inwestycja miała być realizowana przez czeską spółkę akcyjną Moravia Energo a.s. przy wsparciu firmy Gazoprojekt SA, jednakże postanowieniem sądu czeskiego z dnia 5 marca 2009 r. została ogłoszona upadłość czeskiej firmy. Gazoprojekt SA na własne ryzyko wszczął dalsze prace budowalne, aby nie dopuścić do wygaśnięcia pozwolenia na budowę, które firma uzyskała na swoją rzecz z obowiązkiem przeniesienia na Moravia Energo. Syndyk masy upadłości uzyskał zgodę rady wierzycieli Moravia Energo oraz zgodę sądu czeskiego na sprzedaż składników masy upadłości, takich jak pozwolenia na budowę oraz prawa do korzystania z gruntów, przez które przebiegać miał gazociąg, na rzecz Gazoprojekt SA. Początkowe etapy projektu: podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej Budowa Stacji Pomiarowo-Rozliczeniowej 20 w Cieszynie o przepustowości m 3 /h i podpisanie umowy na budowę oraz nabycie gazociągu wysokiego ciśnienia w rejonie Podbeskidzia DN 500, nastąpiły zgodnie z harmonogramem w sierpniu i wrześniu 2009 r. W dniu 28 sierpnia 2009 r. GAZ- SYSTEM SA wystosował do Gazoprojekt SA zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę Gazociągu wysokiego ciśnienia w rejonie Podbeskidzia. Zgodnie z oczekiwaniem zamawiającego gazociąg miał być wybudowany w terminie do 1 października 2010 r. Umowę zawarto w dniu 2 września 2009 r. Cenę netto za realizację przedmiotu zamówienia określono na koron czeskich oraz ,6 tys. zł. W dniu 22 lipca 2010 r. aneksem nr 1 m.in. przesunięto termin zakończenia inwestycji na dzień 29 października 2010 r. oraz zmniejszono cenę netto na ,22 tys. zł, kwota w koronach czeskich nie uległa zmianie. Aneksem nr 2 20 SPR. 11
12 z dnia 23 grudnia 2010 r. termin realizacji gazociągu wyznaczono na 31 grudnia 2010 r. Przesunięcia terminów realizacji inwestycji były spowodowane podtopieniami terenu wynikającymi z intensywnych opadów deszczu. Odbiór i rozruch gazociągu (oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie) nastąpiły z miesięcznym opóźnieniem w stosunku do harmonogramu. Gazociąg odebrano 30 listopada 2010 r. Protokół zdawczo-odbiorczy podpisano w dniu 27 grudnia 2010 r. Eksploatacja gazociągu uzależniona była od połączenia z gazociągiem po stronie czeskiej oraz przekazaniem do eksploatacji stacji pomiarowej w Cieszynie. Protokół z odbioru stacji gazowej podpisano 13 września 2011 r. Otwarcie połączenia nastąpiło w dniu 14 września 2011 r. Na dzień 30 listopada 2012 r. nakłady i koszty poniesione na inwestycję wyniosły ,47 tys. zł, z czego ,98 tys. zł stanowiły środki pochodzące z EEPR. Nadzór inwestorski prowadzony był zgodnie z zawartą umową nr 2009/09/1269/PR. W ramach nadzoru m.in. dokonywano odbiorów cząstkowych, technicznych i końcowych, uczestniczono w radach budowy i w spotkaniach zespołów koordynacyjnych oraz wykonywano w okresach dwutygodniowych Raport Stanu Projektu Strategicznego. (dowód: akta kontroli str , , , , , , , , , , , , ) Połączenie Polska Niemcy (Mallnow gazociąg jamalski) W 2011 r. decyzją Prezesa URE Spółka została wyznaczona na operatora polskiego odcinka gazociągu jamalskiego na okres do 31 grudnia 2025 r. Umożliwiło to podjęcie działań dotyczących wirtualnego rewersu, pozwalającego na sprowadzenie do Polski z kierunku zachodniego (poprzez punkty we Włocławku i Lwówku) gazu w ilości do około 2,3 mld m 3 gazu rocznie. W dniu 11 stycznia 2012 r. GAZ-SYSTEM SA wystąpił do niemieckiej firmy Gascade o przygotowanie fizycznego odwróconego przepływu gazu na punkcie Mallnow. We wrześniu 2012 r. zakończono badanie rynku, w wyniku którego ustalono, że 23 firmy wyraziły zainteresowanie przesyłem gazu przez ten punkt. W dniu 21 listopada 2012 r. obie firmy podpisały Porozumienie o współpracy w zakresie rozbudowy Punktu Mallnow 21. Data ukończenia przedsięwzięcia planowana jest na przełom roku 2013 i (dowód: akta kontroli str , , ) Opis stanu faktycznego W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości Plany koncepcyjne połączeń międzysystemowych GAZ-SYSTEM SA zaangażował się w projekt budowy Korytarza Północ Południe, który miałby stanowić element jednolitego rynku gazu w regionie Europy Środkowej. Korytarz umożliwi połączenie sieci przesyłowych Polski, Słowacji, Węgier oraz Czech, a poprzez to dostawy gazu z rejonu Morza Kaspijskiego oraz import i eksport gazu LNG, eksport polskiego gazu łupkowego oraz przesył surowca z gazociągów norweskich. W koncepcję Korytarza wpisują się: budowa Terminalu LNG w Świnoujściu, budowa połączenia Polska Czechy, zakończona we wrześniu 2011 roku, prowadzenie działań przedinwestycyjnych w ramach projektu Baltic Pipe, 21 Agreement for the expansion of the Mallnow metering stadion. 12
13 pozostałe elementy infrastruktury przesyłowej, w tym: gazociągi, stacje rozdzielczo-przesyłowe, tłocznie gazu, węzły, przyłącza na linii Świnoujście Cieszyn, planowane połączenie Polska Słowacja, rozbudowa wewnętrznego systemu przesyłowego oraz współpraca w ramach inicjatyw regionalnych i europejskich mających na celu wdrożenie koncepcji Korytarza Północ Południe. (dowód: akta kontroli str , ) Poza interkonektorem Polska Czechy oraz terminalem LNG, pozostałe projekty inwestycji znajdują się na etapie działań przedinwestycyjnych. Gazociąg Bałtycki Baltic Pipe Budowa gazociągu łączącego polski i duński systemy przesyłowe i w dalszej perspektywie umożliwienie dostaw gazu do Polski ze złóż Morza Północnego o planowanej przepustowości 3 mld m 3 gazu rocznie miała być zrealizowana w latach GAZ-SYSTEM SA przejął realizację projektu od PGNiG SA na podstawie Porozumienia w sprawie nabycia dokumentacji i rozwiązania Umowy o współpracy w zakresie inwestycji pod nazwą Gazociąg Bałtycki z dnia 16 grudnia 2008 r. Gazociąg był pośrednio powiązany z projektem podmorskiego gazociągu Skanled, który miał umożliwić dostawy gazu ziemnego z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego poprzez duński system przesyłowy do Polski. W dniu 29 kwietnia 2009 r. konsorcjum Skanled zawiesiło realizację tego projektu. W efekcie żadna firma nie wyraziła zainteresowania przesyłem gazu przez Baltic Pipe. W dniu 13 sierpnia 2009 r. Zarząd GAZ-SYSTEM SA zdecydował o kontynuowaniu projektu, pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Spółka otrzymała w dniu 19 czerwca 2009 r. decyzję o dofinansowaniu z funduszy unijnych TEN-E 22 badań przedinwestycyjnych oraz na postępowanie administracyjne w ramach projektu inwestycyjnego w kwocie 3,19 mln euro, a w dniu 26 maja 2010 r. Spółce przyznano dofinansowanie z programu TEN-E 2009 na przeprowadzenie badań geotechnicznych dna morskiego, program monitorowania środowiska, studium jakości gazu oraz analizę funkcjonalną terminalu odbiorczego w Polsce (na kwotę 1,12 mln euro). Maksymalne dofinansowanie wynosiło 50% wartości przedsięwzięcia. Na początku 2012 r. zakończono prace związane z wykonaniem badań geofizycznych dna morskiego. Ewentualna decyzja inwestycyjna zostanie podjęta w przypadku potwierdzonego zainteresowania rynku. W dniu 23 maja 2012 r. podpisano umowę o współpracy pomiędzy GAZ-SYSTEM SA a Energinet.dk, regulującą kwestie współpracy między spółkami, w szczególności w zakresie projektu Baltic Pipe. (dowód: akta kontroli str , 2032, 2045, 2058, , ) Projekt połączenia Polska Litwa Projekt pod nazwą GIPL Gas Interconnector Poland Lithuania zakłada połączenie systemów przesyłowych Polski i Litwy. Partnerami są GAZ-SYSTEM SA i Lietuvos Dujos. Planowana przepustowość do Polski to ok. 1 mld m 3 gazu rocznie, a w kierunku Litwy ok. 2,3 mld m 3 gazu rocznie z możliwością zwiększenia do 4,5 mld m 3. Współpraca w sprawie projektu rozpoczęła się w 2008 roku przeprowadzeniem przez Spółkę procedury badania rynku. Następnie, w związku z wdrożeniem Trzeciego Pakietu Energetycznego, w 2010 roku spółka Lietuvos 22 Trans-European Energy Networks. 13
14 Opis stanu faktycznego Dujos przedstawiła propozycję podjęcia wspólnych działań mających na celu zbadanie możliwości i uwarunkowań realizacji wytycznych Komisji Europejskiej w odniesieniu do państw bałtyckich poprzez realizację połączenia systemów przesyłowych Polski i Litwy. W tym celu zlecono opracowanie Studium: analiza biznesowa i studium wykonalności Połączenia Gazowego Polska Litwa, na które uzyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 425 tys. euro. W oparciu o studium, wykonane przez Ernst&Young Business Advisory Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 5 kwietnia 2011 r., zarządy obu spółek podjęły decyzje o przejściu do II fazy projektu i rozpoczęcia prac związanych z wykonaniem studium wykonalności, które planowano ukończyć w I kwartale 2013 r. Po akceptacji jego wyników spółki podejmą decyzję co do dalszych działań związanych z realizacją projektu. Planowana data ukończenia gazociągu to przełom lat 2019/2020. (dowód: akta kontroli str , 2031, 2044, 2057, , ) Projekt połączenia Polska Słowacja Połączenie Polska Słowacja wraz z połączeniem Słowacja Węgry (planowane na 2015 r.) ma kluczowe znaczenie dla realizacji Korytarza Północ Południe jako uzupełnienie połączenia Polska Czechy, dające bezpośrednie połączenie z hubem gazowym w Baumgarten w Austrii 23. Planowana przepustowość do Polski to ok. 5,7 mld m 3 gazu rocznie z możliwością zwiększenia do 9,5 mld m 3. W kierunku Słowacji planowana przepustowość to ok. 4,3 mld m 3 gazu rocznie. W 2011 r. został podpisany list intencyjny ze słowacką spółką Eustream w sprawie wspólnych analiz i obie firmy złożyły wspólny wniosek o dofinansowanie planowanych analiz dotyczących możliwości realizacji tego połączenia. Prace nad analizą biznesową uwarunkowań budowy połączenia gazowego Polska Słowacja zostały odebrane w październiku 2012 r. Studium wykonalności ma być opracowane do końca I kwartału 2013 roku. Planowana data ukończenia gazociągu to przełom lat 2018/2019. (dowód: akta kontroli str , 2029, 2042, 2055, , ) Budowa interkonektora na granicy Polska Niemcy w rejonie Szczecina Budowa interkonektora w rejonie Szczecina (interkonektor Boernicke Police) o średnicy DN 700 z planowaną przepustowością do Polski od 2 do 3 mld m 3 /rok. Po przeprowadzeniu analiz, Spółka podejmie decyzję, co do dalszych działań w ramach projektu. (dowód: akta kontroli str , , , , ) W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości Realizacja inwestycji w krajowej sieci przesyłowej Projekty inwestycyjne gazociągów Włocławek Gdynia, Świnoujście Szczecin, Szczecin Gdańsk, Szczecin Lwówek, Gustorzyn Odolanów, Rembelszczyzna Gustorzyn zostały ujęte w Strategiach Spółki. Zgodnie ze Strategią Spółki z 2011 r. ich realizacja została zaplanowana w perspektywie do 2014 r. i wpisywała się w realizację Kierunku Strategicznego nr 1 tej strategii zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu przesyłowego, jako elementu europejskiej sieci gazociągów Cel operacyjny nr 1.2 likwidacja wąskich gardeł krajowej sieci 23 Hub gazowy to system magazynów gazowych, odbierających surowiec od różnych dostawców i rozsyłających gaz do wielu klientów różnymi szlakami transportowymi. Hub w Baumgartem jest jednym z trzech największych europejskich magazynów gazowych. 14
15 przesyłowej gazu ziemnego oraz identyfikacja i realizacja nowych projektów wpływających na poprawę funkcjonowania krajowego systemu przesyłowego w sposób odpowiedzialny z poszanowaniem środowiska naturalnego, społeczności lokalnych i bezpieczeństwa pracy. (dowód: akta kontroli str ) Według planu rozwoju Spółki na lata inwestycjami priorytetowymi były gazociągi: Świnoujście Szczecin (inwestycja przyłączeniowa), Szczecin Lwówek, Korbia Załęcze, gazociąg wysokiego ciśnienia w rejonie Podbeskidzia (Cieszyn), Szczecin Gdańsk, Włocławek Gdynia (dokończenie inwestycji), Wiczlino-Kosakowo (inwestycja przyłączeniowa), Gustorzyn Odolanów, Rembelszczyzna Gustorzyn, Lubliniec Częstochowa, Mory Piotrków Trybunalski na odcinku Wolibórz Piotrków Trybunalski, Polkowice Żary, Jeleniów Dziwiszów, Dziwiszów Taczalin, Taczalin Radakowice Gałów. (dowód: akta kontroli str ) Kontrola NIK objęła przygotowanie i realizację 7 gazociągów: Włocławek Gdynia (DN 500, L=64 km, 8,4 MPa), którego budowa została podzielona na 6 odcinków, Świnoujście Szczecin (przyłącze o długości 5,45 km oraz gazociąg systemowy o długości 74,59 km), Szczecin Gdańsk, realizowany w 4 etapach: Płoty Karlino (o długości 63 km), Karlino Koszalin (23 km), Koszalin Słupsk (68 km), Słupsk Wiczlino (111 km), Szczecin Lwówek, realizowany w 2 etapach: Tłocznia Goleniów Gorzów Wielkopolski (117,95 km), Gorzów Wielkopolski Lwówek (70,65 km), Gustorzyn-Odolanów, realizowany w 2 etapach: Gustorzyn Turek (83 km) oraz Odolanów Turek (85 km), Rembelszczyzna Gustorzyn, realizowany w 3 etapach: Gustorzyn Płock (63 km), Rembelszczyzna-Płońsk (63 km), Płońsk Płock (50 km), Lwówek Odolanów. Według analiz wykonalności, sporządzonych dla powyższych inwestycji z wyłączeniem gazociągu Lwówek Odolanów, ich realizacja była pod względem finansowym nieopłacalna, natomiast była opłacalna ze społeczno-gospodarczego punktu widzenia. (dowód: akta kontroli str , 4143, , , , , ) Opis stanu faktycznego Wszczęcie realizacji inwestycji decyzje korporacyjne Zgodnie 40 pkt 12 ppkt b i pkt 13 Statutu Spółki nabycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości lub udziałów w nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów, o wartości równej lub przekraczającej równowartość w złotych 1 mln euro oraz rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej równowartość w złotych 20 mln euro wymagały uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (WZA). (dowód: akta kontroli str ) We wszystkich skontrolowanych projektach inwestycyjnych, Zarząd Spółki podejmował działania w celu uzyskania niezbędnych zgód korporacyjnych na wszczęcie inwestycji budowlanych zgodnie ze statutem. W dniu 18 września 2007 r. 15
16 Zarząd Spółki zdecydował o wszczęciu przedsięwzięć dotyczących gazociągów: Włocławek Gdynia, Świnoujście Szczecin, Szczecin Gdańsk, Szczecin Lwówek, KPMG Mogilno Odolanów (Gustorzyn Odolanów), Gostynin Płońsk (Rembelszczyzna Gustorzyn). W dniu 26 września 2007 r. Rada Nadzorcza wyraziła pozytywną opinię o wnioskach Zarządu Spółki do WZA, a w dniu 19 października 2007 r. WZA Spółki wyraziło zgodę na budowę tych gazociągów. (dowód: akta kontroli str , , , , , ) W dniu 19 października 2012 r. Zarząd Spółki wyraził zgodę na przygotowanie, wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego budowa gazociągu Lwówek Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi. W dniu 26 października 2012 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki do WZA Spółki, a w dniu 21 listopada 2012 r. WZA Spółki wyraziło zgodę. (dowód: akta kontroli str ) W latach procedura udzielania zgód korporacyjnych na realizację inwestycji była dłuższa niż w 2007 r. Zgody korporacyjne na zwiększenie budżetu inwestycji budowa gazociągu Szczecin Gdańsk były podejmowane przez okres ok. 3,5 miesiąca 24, a inwestycji budowa gazociągu Szczecin Lwówek przez okres ponad 4 miesięcy 25. Dyrektor Pionu Inwestycji wyjaśnił, iż w tych przypadkach wnioski o zgodę na realizację przedsięwzięć dotyczyły o wiele bardziej rozbudowanego zakresu i wymagały szczegółowej analizy przez osoby akceptujące wnioski ze względu na współfinansowanie tych projektów ze środków Unii Europejskiej. (dowód: akta kontroli str , , , 4549) W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości Realizacja inwestycji Opis stanu faktycznego Harmonogramy Harmonogramy dotyczące budowy gazociągów Szczecin Lwówek, Szczecin Gdańsk, Świnoujście Szczecin, Rembelszczyzna Gustorzyn, Odolanów Gustorzyn zostały przekazane do Ministerstwa Skarbu Państwa na spotkaniu w dniu 8 kwietnia 2010 r. i według wyjaśnień Zarządu Spółki, zostały przez Zarząd potraktowane jako harmonogramy bazowe. (dowód: akta kontroli str. 4390) Zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o terminalu LNG GAZ-SYSTEM SA był zobowiązany do opracowania harmonogramu inwestycji związanych z budową terminalu LNG, które obejmowały m.in. gazociąg Świnoujście Szczecin, łączący terminal z systemem przesyłowym. Harmonogram był wiążący dla podmiotów realizujących inwestycję, po zatwierdzeniu przez Ministra Skarbu Państwa. GAZ-SYSTEM SA przedstawił Ministrowi Skarbu Państwa Harmonogram skonsolidowany budowa terminalu LNG w dniu 15 stycznia 2010 r. Harmonogram zawierał 4 harmonogramy 24 Uchwała Zarządu Spółki z dnia 23 grudnia 2010 r., Wniosek Zarządu Spółki do Rady Nadzorczej z dnia 12 stycznia 2011 r., uchwała Rady Nadzorczej z dnia 4 lutego 2011 r., Wniosek Zarządu Spółki do WZA Spółki z dnia 7 marca 2011 r., decyzja WZA Spółki z dnia 4 kwietnia 2011 r. 25 Uchwała Zarządu Spółki z dnia 2 lutego 2011 r., Wniosek do Rady Nadzorczej z dnia 18 marca 2011 r., uchwała Rady Nadzorczej z dnia 19 kwietnia 2011 r., Wniosek Zarządu Spółki do WZA Spółki z dnia 18 maja 2011 r., uchwała NWZ Spółki z dnia 7 czerwca 2011 r. 16
17 projektów składowych, w tym Harmonogram Projektu Składowego Gazociąg, dotyczący budowy gazociągu Świnoujście Szczecin, przewidujący m.in. następujące kluczowe terminy budowy gazociągu Świnoujście Szczecin: wykonanie projektów gazociągu (w tym uzyskanie pozwolenia na budowę) do dnia 19 maja 2011 r., przeprowadzenie przetargów wykonawczych na budowę gazociągu do 11 października 2011 r., realizacja (dostarczenie materiałów, wybudowanie gazociągu, wypłacenie odszkodowań) do 31 stycznia 2013 r., przeprowadzenie odbioru końcowego do dnia 4 lutego 2013 r., uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i przekazanie do eksploatacji do 21 marca 2013 r. W piśmie przewodnim z dnia 15 stycznia 2010 r. Zarząd Spółki stwierdził, że harmonogram będzie uszczegóławiany wraz z wyborem wykonawców dla poszczególnych projektów składowych, a w Harmonogramie skonsolidowanym budowa terminalu LNG zawarto uwagę: Harmonogram zostanie zaktualizowany przez realizatorów inwestycji po opracowaniu przez nich harmonogramów operacyjnych realizacji robót, zgodnie z zawartymi umowami. Minister Skarbu Państwa zatwierdził harmonogram w dniu 24 lutego 2010 r. Na wniosek Kierownika Projektu Składowego Gazociąg z dnia 29 lutego 2012 r., Komitet Wykonawczy 26 zaopiniował pozytywnie w dniu 17 kwietnia 2012 r. zmianę Harmonogramu Projektu Składowego Gazociąg polegającą na przesunięciu terminów realizacji poszczególnych faz inwestycji, m.in. fazy realizacyjnej (zakończenie robót budowlanych) z 15 listopada 2012 r. na 31 marca 2013 r. oraz fazy zamykającej (kończącej się przekazaniem gazociągu do eksploatacji) z 21 marca 2013 r. na 7 kwietnia 2013 r. Spółka nie przedstawiła Ministrowi SP wniosku o zatwierdzenie zmian zarówno Harmonogramu skonsolidowanego budowa terminalu LNG, jak i Harmonogramu Projektu Składowego Gazociąg. Według wyjaśnień Spółki 27 każda zmiana harmonogramu Projektów Składowych jest wcześniej uzgadniana w ramach funkcjonującego systemu koordynacji, ponieważ może wpływać na możliwość prowadzenia robót w pozostałych Projektach Składowych. Następnie zmiany są opiniowane przez Komitet Wykonawczy. Każdorazowo informacja na temat zmian była zawarta w dokumentach z posiedzeń Komitetu Wykonawczego przekazywanych do Ministra Skarbu Państwa oraz w miesięcznych raportach. Według wyjaśnień, Minister nie wnosząc zastrzeżeń w związku z otrzymanymi informacjami o zmianie Harmonogramu skonsolidowanego, akceptuje zmiany terminów traktując je jako terminy operacyjne, dopóki nie naruszają one terminu końcowego przekazania terminalu do eksploatacji. Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił 28, że uzgodnienie, że Minister Skarbu Państwa zatwierdza Harmonogram skonsolidowany tylko w przypadku zmiany terminu realizacji Projektu Głównego terminal LNG, wynika z praktyki stosowanej w Systemie Koordynacji Budowy terminalu LNG w Świnoujściu. Według tych wyjaśnień, ze względu na ogromną liczbę zadań formalne zmiany harmonogramu są wprowadzane wówczas, gdy dotyczą zadań na poziomie strategicznym. (dowód: akta kontroli str , , , , ) Ustalone nieprawidłowości W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą nieprawidłowość: 26 Komitet Wykonawczy jest głównym forum uzgodnieniowym, harmonizującym interesy wszystkich interesariuszy przedsięwzięcia. 27 Pismo znak PW.WI z dnia 18 stycznia 2013 r. 28 Pismo znak PW.WI z dnia 7 lutego 2013 r. 17
18 Opis stanu faktycznego GAZ-SYSTEM SA w sytuacji opóźnień kluczowych etapów budowy gazociągu Świnoujście Szczecin nie przekazał Ministrowi Skarbu Państwa do zatwierdzenia zaktualizowanego harmonogramu inwestycji dotyczącej terminalu LNG, o którym mowa w art. 2 ust. 4 ustawy o terminalu LNG. NIK podziela zawartą w wyjaśnieniach Spółki argumentację, że nie byłoby zasadne aktualizowanie harmonogramu z powodu opóźnienia pojedynczych zadań. Jednak w przypadkach opóźnień terminów tzw. kamieni milowych i związanych z tym zmian harmonogramów, Spółka powinna przedstawić Ministrowi SP do zatwierdzenia zaktualizowany harmonogram. Nie można uznać za wypełnienie obowiązku opracowania harmonogramu (aktualnego), wynikającego z art. 2 ust. 4 ustawy o terminalu LNG, przedstawienia Ministrowi SP dokumentów, o których mowa w wyjaśnieniach Spółki (uchwały Komitetu Wykonawczego czy miesięczne raporty). Do uchwał Komitetu Wykonawczego nie załączano bowiem zaktualizowanych harmonogramów, a w przypadku zmian terminów realizacji Projektu Składowego Gazociąg uchwała stwierdzała jedynie, że Komitet Wykonawczy opiniuje pozytywnie zmianę Harmonogramu Projektu Składowego Gazociąg zgodnie z projektem harmonogramu załączonym do wniosku. W miesięcznych raportach z realizacji projektu budowy terminalu LNG przedstawiono informacje o ustaleniach Komitetu Wykonawczego i zmianach terminów kluczowych etapów. Należy jednak zauważyć, że według art. 2 ust. 4 ustawy o terminalu LNG harmonogram (a więc i jego zmiany) staje się wiążący dla podmiotów realizujących inwestycję, po zatwierdzeniu przez Ministra Skarbu Państwa. Tymczasem po uzgodnieniu zmian harmonogramu na poziomie podmiotów realizujących budowę terminalu LNG nie przedstawiono odpowiedniego wniosku Ministrowi SP o zatwierdzenie uzgodnionych zmian. Praktyka, że Minister SP zatwierdza Harmonogram skonsolidowany tylko w przypadku zmiany terminu realizacji Projektu Głównego terminal LNG, była w ocenie NIK niewłaściwa i nie wynikała z jakichkolwiek decyzji Ministra SP w tym względzie. Również ww. interpretacja przez Zarząd Spółki przywoływanego przepisu ustawy o terminalu LNG (art. 2 ust. 4) jest zbyt szeroka i w konsekwencji prowadzi do rozluźnienia funkcji nadzorczych Ministra SP. Analizy i dokumentacja budowlana Z 7 zbadanych inwestycji w 4 przypadkach wystąpiło opóźnienie w stosunku do harmonogramów bazowych w przygotowaniu dokumentacji budowlanej niezbędnej do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. W celu realizacji gazociągu Gustorzyn Odolanów w dniu 28 czerwca 2007 r. GAZ- SYSTEM SA zawarł z Biurem Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT SA umowę na wykonanie Studium wykonalności gazociągu Wydartowo Odolanów. Wykonana we wrześniu 2007 r. dokumentacja projektowa została odebrana w dniu 4 lutego 2008 r. Ze względu na ubieganie się Spółki o współfinansowanie tego projektu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), zaktualizowano Studium wykonalności (Spółka odebrała je w dniu 30 lipca 2009 r.). W dniu 20 lipca 2009 r. zawarto umowę z konsorcjum firm Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT SA oraz GasOil Engineering AS na wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy) oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień oraz zezwoleń dla inwestycji. Dokumentacja techniczna została odebrana w dniu 31 marca 2011 r. dla etapu I inwestycji, czyli ok. 2 miesiące po terminie określonym w harmonogramie, a 26 maja 2011 r. dla etapu II inwestycji, czyli ok. 3,5 miesiąca po terminie. W celu zmniejszenia opóźnienia w realizacji projektu Spółka wszczęła postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych jeszcze przed otrzymaniem dokumentacji projektowej (komisja przetargowa została powołana w dniu 14 stycznia 2011 r.). Dyrektor Pionu Inwestycji wyjaśnił, że umowa na 18
19 opracowanie dokumentacji projektowej dla gazociągu Gustorzyn Odolanów była jedną z pierwszych umów zawartych dla gazociągów strategicznych i konieczne było przeanalizowanie wszelkich wymaganych przepisami prawa decyzji, uzgodnień, oświadczeń, pozwoleń, zezwoleń i zgód dla inwestycji. (dowód: akta kontroli str , 2486, 2653, 4709) Koncepcja programowo-przestrzenna gazociągu Szczecin Gdańsk dla dwóch odcinków (Koszalin-Słupsk oraz Słupsk-Wiczlino) realizowanych w okresie objętym kontrolą została opracowana na podstawie umowy z dnia 10 sierpnia 2007 r. między Spółką a Biurem Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT SA. W dniu 15 czerwca 2009 r. Spółka zawarła z tą samą firmą umowę na wykonanie Studium wykonalności dla gazociągu Szczecin Gdańsk realizowanego w ramach POIiŚ, a w dniu 15 lipca 2009 r. na wykonanie Raportu Oddziaływania na Środowisko dla gazociągu Szczecin Gdańsk. W dniu 12 marca 2009 r. GAZ-SYSTEM SA zawarł z Pracownią Projektową Progaz PP s.c. umowę na opracowanie dokumentacji projektowej etap I gazociągu (Płoty Karlino) oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień i zezwoleń. Dokumentację projektową uzgodniono w dniu 24 grudnia 2010 r., czyli ok. 10 miesięcy po terminie wynikającym z harmonogramu bazowego. Dla etapów II-IV umowę w ww. zakresie zawarto w dniu 16 kwietnia 2010 r. z ILF Consulting Engineers. Dokumentację projektową uzgodniono w dniu 7 czerwca 2011 r., czyli ok. 9 miesięcy po terminie wynikającym z harmonogramu bazowego. W celu zmniejszenia opóźnienia w realizacji projektu Spółka wszczęła postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych jeszcze przed otrzymaniem decyzji o pozwoleniu na budowę (dotyczy etapu I) lub ostatecznym otrzymaniem dokumentacji projektowej (dotyczy etapów II-IV), jednak mimo tego rozpoczęcie procedury przetargowej nastąpiło z opóźnieniem w stosunku do harmonogramu. (dowód: akta kontroli str , 3310a, 3211) W dniu 14 kwietnia 2008 r. GAZ-SYSTEM SA zawarł z Biurem Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT SA umowę na wykonanie Prac planistycznych i przedprojektowych gazociągu DN 700 relacji Szczecin Lwówek na terenie gmin Kłodawa, Santok i Deszczno, a w dniu 23 lutego 2009 r. umowę na wykonanie Studium wykonalności dla przedsięwzięć realizowanych w ramach POIiŚ dla tego gazociągu. W wyniku wszczęcia w dniu 28 października 2008 r. postępowania przetargowego, umowa na opracowanie dokumentacji projektowych gazociągu Szczecin Lwówek oraz uzyskanie wszelkich zgód i zezwoleń, zawarta została w dniu 10 listopada 2009 r. z konsorcjum ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. i ILF Beratende Ingenieure ZT GMBH. Dokumentacja projektowa została odebrana w dniu 5 lipca 2011 r. Opóźnienie w stosunku do harmonogramu (ok. 2 miesiące) nie miało istotnego wpływu na końcowy termin realizacji projektu inwestycyjnego. (dowód: akta kontroli str , 3527) W dniu 10 sierpnia 2007 r. GAZ-SYSTEM SA zawarł z Biurem Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT SA umowę na wykonanie Studium wykonalności gazociągu Gustorzyn Rembelszczyzna. Wykonana na podstawie powyższej umowy dokumentacja została odebrana w sierpniu 2008 r. W dniu 7 września 2009 r. zawarto z konsorcjum firm ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. i ILF Beratende Ingenieure ZT GMBH umowę na wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy) oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego zezwoleń i zgód. Ostatecznie dokumentacja projektowa i wykonawcza została zatwierdzona w dniu 30 czerwca 2011 r., czyli z ok. 4 miesięcznym opóźnieniem. Opóźnienie nie miało istotnego wpływu na końcowy termin realizacji inwestycji. 19
20 Opis stanu faktycznego (dowód: akta kontroli str , 3801) W przypadku gazociągu Włocławek Gdynia wystąpiło opóźnienie uzyskania decyzji lokalizacyjnej, lecz nie miało ono wpływu na termin końcowy realizacji inwestycji. Opóźnione było również uzyskanie decyzji środowiskowej dotyczącej gazociągu Świnoujście Szczecin, lecz i w tym przypadku nie miało to istotnego wpływu na termin końcowy realizacji inwestycji. Działania podejmowane w celu wydania przez właściwych miejscowo Wojewodów pozwoleń na budowę Pozwolenia na budowę dla gazociągu Świnoujście Szczecin zostały wydane przed terminem określonym w harmonogramie z dnia 24 lutego 2010 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję o pozwoleniu na budowę na odcinek od terminalu LNG w Świnoujściu do zespołu zaporowo upustowego Kaminke w Świnoujściu (gazociąg przyłączeniowy) w dniu 12 kwietnia 2011 r., a pozwolenie na budowę na odcinku od zespołu zaporowo upustowego Kaminke do Tłoczni Gazu Goleniów w dniu 29 kwietnia 2011 r. (dowód: akta kontroli str. 4377, 4167) Decyzje o pozwoleniu na budowę dla gazociągów Włocławek Gdynia, Szczecin Gdańsk, Gustorzyn Odolanów, Szczecin Lwówek oraz Rembelszczyzna Gustorzyn zostały wydane po terminie określonym w harmonogramach poszczególnych inwestycji. Opóźnienia te nie miały istotnego wpływu na końcowy termin realizacji projektów inwestycyjnych (z wyjątkiem gazociągu Gustorzyn Odolanów), ponieważ Spółka równocześnie prowadziła postępowania przetargowe na budowę tych gazociągów i decyzje o pozwoleniu na budowę zostały wydane przed terminem zawarcia umów na budowę gazociągów. Trzymiesięczne opóźnienie w uzyskaniu pozwolenia na budowę gazociągu Włocławek Gdynia wynikało z opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji lokalizacyjnej. Brak doświadczenia w postępowaniu o wydawanie decyzji dla działek leśnych w związku z wprowadzeniem zapisów ustawy o terminalu LNG wymagał uzyskania interpretacji Ministra Infrastruktury w powyższym zakresie. Powyższe opóźnienie nie miało wpływu na ostateczny termin realizacji inwestycji. Istotny wpływ na wydłużenie procedury uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę miało występowanie właściwych miejscowo wojewodów do odpowiednich ministrów, a w szczególności do Ministra Gospodarki, w celu uzyskania upoważnienia do uznania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych zawartych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać sieci gazowe 29. Spółka dla ww. inwestycji zaplanowała okres ok. 2 miesięcy na procedurę uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Faktycznie procedura uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę trwała od 2 do 9 miesięcy. Podstawą do złożenia wniosku o odstępstwa była chęć zastosowania dostępnych technologii nieuwzględnionych w obowiązujących przepisach, które zapewniłyby większą efektywność prowadzonych robót budowlanych, a w dalszej kolejności eksploatacji projektowanych sieci gazowych. W Studiach wykonalności nie przewidywano zastosowania takich technologii czy norm, które mogły wymagać ubiegania się o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. Dyrektor Pionu Inwestycji wyjaśnił, iż Studium wykonalności jest wstępnym opracowaniem, które służy do zaplanowania inwestycji i podjęcia decyzji inwestycyjnej, nie może określać ostatecznych parametrów takich jak grubość ścianki czy materiał rury. Dokonanie 29 Dz. U. Nr 97, poz
LRZ.410.006.01.2015 P/15/090 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LRZ.410.006.01.2015 P/15/090 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/15/090 Budowa tras rowerowych w ramach Programu Operacyjnego

References: art. 16
 art. 2
 art. 38
 art. 2
 art. 2
 art. 2
 art. 2