Source: http://docplayer.it/1566243-Capitolo-xiii-l-esecuzione-del-contratto-di-appalto-di-opere-pubbliche.html
Timestamp: 2017-06-28 21:46:10+00:00

Document:
CAPITOLO XIII L ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - PDF
CAPITOLO XIII L ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE PUBBLICHE
Download "CAPITOLO XIII L ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE PUBBLICHE"
1 CAPITOLO XIII L ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE PUBBLICHE SOMMARIO: 1. Qualificazione negli appalti di lavori pubblici: l attestazione SOA. 2. La direzione dell esecuzione del contratto: in particolare la direzione dei lavori. 3. La consegna dei lavori La sospensione dei lavori I termini per l adempimento Le penali per ritardata esecuzione dei lavori: limiti e procedura per la disapplicazione- 7. Varianti in corso d opera Risoluzione del contratto, il recesso e successivi adempimenti Il collaudo. 1. Qualificazione negli appalti di lavori pubblici: l attestazione SOA Come si è ampiamente esposto nei paragrafi e capitoli precedenti, per poter partecipare alle gare per gli appalti di lavori pubblici di importo superiore ad ,00, l operatore economico deve essere in possesso dell attestazione SOA richiesta nella lex specialis, che costituisce condizione necessaria e sufficiente ai sensi dell art. 1 del d.p.r. n. 34/ Per quanto qui rileva, si rappresenta che il possesso dell attestazione SOA non rileva soltanto in fase di ammissione alla gara, ma anche nel corso dell esecuzione dell appalto. Difatti, come sarà anche appresso messo in evidenza, la revoca dell attestazione SOA comporta la risoluzione del contratto d appalto, senza che permanga in capo alla stazione appaltante committente alcun margine di discrezionalità. Attestazione SOA: condicio sine qua non per l esecuzione dei lavori Attenzione: l appaltatore deve essere in possesso dell attestazione SOA per tutta la durata dell appalto 2. La direzione dell esecuzione del contratto: in particolare la direzione dei lavori L art. 119 del Codice si occupa della direzione dell esecuzione del contratto. In particolare, al comma 1, stabilisce che l esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile del procedimento o da altro soggetto, nei casi e con le modalità stabilite nel regolamento. Al successivo comma, viene specificato che per i lavori, il regolamento stabilisce le tipologie e gli importi massimi per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il direttore dei lavori. Art. 119 del Codice Il RUP può assumere anche il ruolo del direttore dei lavori Quando i due ruoli possono coincidere 1 Per le gare di importo inferiore ad ,00, l operatore economico non ha, invece, bisogno di dimostrare il possesso di una attestazione SOA, risultando sufficienti i requisiti indicati nell art. 28 del d.p.r. n. 34/2 Al riguardo, l art. 7, comma 4, del d.p.r. n. 554/1999 stabilisce che il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all art. 2, comma 1, lettere h) ed i), e di interventi di importo superiore a ,00 euro. Tale disposizione non brilla per chiarezza. Difatti, non risulta comprensibile a quali figure di soggetti faccia riferimento la dicitura tali funzioni. Nel silenzio della giurisprudenza, ad una prima lettura, sembrerebbe, anche per la vicinanza all interno dell articolo, che tali funzioni si riferisca alle funzioni di progettista e di direttore dei lavori. Tuttavia, da una lettura sistematica, tale soluzione non appare percorribile, atteso che nell art. 17 della legge n. 109/1994 (ora art. 91 del d.lgs. n. 163/2006) veniva (e viene) vista con favore la coincidenza delle figure del progettista e del direttore dei lavori. Allora, sembrerebbe opzionabile la soluzione interpretativa che vuole l espressione tali funzioni riferita a tutte quelle individuate nel periodo precedente, ossia a quella del responsabile del procedimento, del progettista e del direttore dei lavori. Con la conseguenza che la limitazione ivi stabilita per una determinata tipologia di lavori e per quelli superiori ad era riferita alla sola ipotesi di cumulo delle tre funzioni da parte di uno stesso soggetto. In questa lettura alla particella o del primo periodo della disposizione in esame doveva attribuirsi valore anche congiuntivo e non solo disgiuntivo. In base a tale tesi, non sembrerebbe sussistere alcun limite in ordine alla possibilità di coincidenza del responsabile del procedimento con il progettista. Un ultima soluzione, ancora più restrittiva e, comunque, consentita dalla lettura ermeneutica della norma in combinato disposto anche con l art. 7 della legge Merloni, voleva che la limitazione in parola fosse riferita all ipotesi di cumulo da parte di un unico soggetto delle funzioni di responsabile del procedimento e di progettista, oppure di responsabile del procedimento e di direttore dei lavori. Seguendo questa impostazione, il responsabile del procedimento non poteva coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori per gli interventi particolarmente complessi o comunque superiori ad Tale problematica sembra, almeno per il momento, superata a seguito dell entrata in vigore del d.lgs. n. 163/2006. Difatti, l art. 10 del citato d.lgs. n. 163/2006 dispone che il regolamento determina i requisiti di professionalità richiesti al responsabile del procedimento; per i lavori determina l importo massimo e la tipologia, per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista. Le ipotesi di coincidenza tra responsabile del procedimento e direttore dell esecuzione del contratto sono stabilite dal regolamento, in conformità all articolo 119. Implicita abrogazione dell art. 7, comma 4, d.p.r. n. 554/99 4173 Il successivo art. 119 prevede, come anticipato che la esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile del procedimento o da altro soggetto, nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento. Per i lavori, detto regolamento stabilisce le tipologie e gli importi massimi per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il direttore dei lavori. Per i servizi e le forniture, il regolamento citato individua quelli di particolare importanza, per qualità e importo delle prestazioni, per i quali il direttore dell esecuzione del contratto deve essere un soggetto diverso dal responsabile del procedimento. Queste disposizioni non risultano essere una mera riproduzione dell art. 7 della legge n. 109/1994, atteso che sembrano prevedere la possibilità che i casi in cui il responsabile del procedimento possa ricoprire il ruolo di progettista siano diversi da quelli in cui possa ricoprire anche quello di direttore dei lavori. Di conseguenza, non solo è abrogato l art. 7 della legge n. 109/1994, ma si deve ritenere che lo sia anche la disposizione regolamentare ivi richiamata per l attuazione della legge stessa, ossia l art. 7, comma 4, d.p.r. n. 554/1999. D altro canto, l art. 253, d.lgs. n. 163/2006 rubricato Norme transitorie stabilisce che per i lavori pubblici, fino all entrata in vigore del regolamento, continua ad applicarsi il d.p.r. n. 554/1999 nei limiti di compatibilità con il Codice degli appalti. Pertanto, laddove incompatibile, come nel caso di specie, il d.p.r. n. 554/1999 non può trovare applicazione, anche se la disposizione in questione non risulta espressamente abrogata. Peraltro, lo stesso art. 253, con riferimento all art. 10 sopra citato, dispone che, fino all entrata in vigore del regolamento, restano ferme le norme vigenti in tema di soggetti responsabili solo per le fasi di progettazione, affidamento, esecuzione dei contratti pubblici. Sembra, pertanto, potersi affermare che, fino all entrata in vigore del nuovo regolamento, sia nuovamente rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante - così come avveniva prima dell entrata in vigore del d.p.r. n. 554/ la decisione in ordine alla coincidenza del responsabile del procedimento con il progettista o con il direttore dei lavori. Non si può, tuttavia, sottacere che, ragioni di carattere prudenziale, suggeriscono alle stazioni appaltati di orientare le proprie scelte discrezionali nel senso delineato dall art. 7 del d.p.r. n. 554/99. Analogo discorso vale per gli appalti di servizi e forniture, per i quali non sussiste allo stato alcuna norma regolamentare cui fare riferimento. 3. La consegna dei lavori La consegna dei lavori è un operazione, spesso complessa, mediante la quale l appaltatore viene immesso nel possesso dell area su cui deve sorgere l opera ed, eventualmente, nel possesso dell area 4184 destinata alla formazione del cantiere 2. La consegna dei lavori viene disposta dal direttore dei lavori, che provvede anche a redigere il relativo verbale, previa autorizzazione da parte del responsabile del procedimento. Al riguardo, l art. 129, d.p.r. n. 554/99, prevede che il responsabile del procedimento può e deve autorizzare il direttore dei lavori alla consegna dei lavori solo dopo l approvazione del contratto, ovvero subito dopo l aggiudicazione definitiva qualora sussistano ragioni d urgenza. Sul punto, l Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici 3 ha chiarito, con precisione, quando sia possibile ricorrere, ed in via del tutto eccezionale, alla consegna dei lavori con riserva di legge prima della stipula del contratto d appalto: le stazioni appaltanti possono fare ricorso all istituto della consegna dei lavori sotto riserva di legge soltanto in presenza di entrambe le condizioni di seguito elencate: 1) a seguito di aggiudicazione definitiva e nelle more della successiva stipulazione od approvazione del contratto; 2) in presenza di oggettive ragioni di urgenza. L urgenza deve essere qualificata e non generica tale da potersi fondamentalmente ritenere che il rinvio dell intervento per il tempo necessario all approvazione del contratto comprometterebbe, con grave pregiudizio dell interesse pubblico, la tempestività o l efficacia dell intervento stesso (cfr. Corte Conti, Sez. contr., 23 gennaio 1986 n. 1625). In sostanza, l urgenza deve: a) scaturire da cause impreviste ed imprevedibili, ancorate cioè a condizioni chiare e riconoscibili che portano ad escludere, obiettivamente, la possibilità di prefigurarsi l evento ; b) avere carattere cogente, vale a dire essere tale da obbligare l amministrazione a provvedere senza indugio, al fine di evitare il pregiudizio per l interesse pubblico che sicuramente scaturirebbe da un posticipato inizio di esecuzione dei lavori; c) avere, altresì, carattere obiettivo, non deve cioè essere originata da comportamenti omissivi o negligenti da parte dell amministrazione. Conseguentemente, prosegue l Autorità, non integrano gli estremi della urgenza di cui all art. 129, d.p.r. n. 554/99, quelle circostanze che: 1) derivano da eventi prevedibili; 2) sono in grado di sopportare senza alcun pregiudizio per l interesse pubblico i tempi richiesti per la stipulazione o l approvazione del contratto; 3) sono dirette a sopperire a negligenze proprie dell amministrazione, quali ad esempio l osservanza di un termine ormai prossimo alla scadenza ed imposto a pena di revoca del relativo finanziamento, Art. 129 del d.p.r. n. 554/99 I presupposti per la consegna in via d urgenza Quando ricorre la fattispecie dell urgenza? 2 Cfr., in tal senso, A. Cianflone e G. Giovannini, L appalto di opere pubbliche, Giuffrè editore, XI edizione, p Determinazione n. 2, del 2 marzo5 ovvero una carente organizzazione, che rende eccessivamente lunghi i tempi per la stipulazione del contratto. Le motivazioni circa il carattere dell urgenza della consegna dei lavori devono essere addotte dal responsabile del procedimento nell ordine di servizio con cui autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge. A seguito del d.lgs. n. 53/2010, con il quale è stata recepita la c.d. Direttiva ricorsi, è stato modificato l art. 11 del Codice. Tale disposizione, con riferimento all esecuzione di urgenza, stabilisce che non è consentita comunque durante il termine dilatorio di cui al comma 10 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 10-ter, salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all interesse pubblico che è destinato a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. Ne consegue che la consegna d urgenza continua ad essere ammessa: 1. quando non sussistono più e condizioni ostative alla stipula del contratto e questo per altri motivi non è stato ancora sottoscritto; 2. nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione di un bando di gara; 3. quanto la mancata esecuzione immediata determinerebbe un grave danno all interesse pubblico, configurabile anche nell ipotesi di perdita di finanziamenti comunitari, oltre che in quelle sopra menzionate rilevate dall Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Nel caso in cui, poi, non ricorrano le condizioni dell urgenza, il RUP deve autorizzare la consegna dei lavori tempestivamente, e comunque, in modo che possa essere disposta dal direttore dei lavori entro quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto, ovvero, per i cottimi fiduciari, dalla data di accettazione dell offerta 4. Tale adempimento da parte del responsabile del procedimento riveste particolare importanza in ragione del fatto che, nel caso in cui la consegna non avvenga nel termine indicato, l appaltatore ha la facoltà di chiedere il recesso dal contratto. Se l istanza viene accolta dalla stazione appaltante, l appaltatore avrà diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali, nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, nei limiti stabili dal d.m. 145/2000; per contro, se l istanza non viene accolta e si procede tardivamente alla consegna dei Il nuovo art. 11 del Codice: ulteriori limitazioni alla consegna in via d urgenza È urgenza anche la perdita di finanziamenti comunitari I termini per la consegna in via ordinaria 4 L art. 129, comma 2, del d.p.r. n. 554/99 dispone che per le amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei Conti non è richiesta. Per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto. Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data dell accettazione dell offerta. 4206 lavori, l imprese esecutrice avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, in base ai criteri di calcolo stabiliti nel richiamato decreto ministeriale. 4. La sospensione dei lavori La sospensione dei lavori non viene disciplinata dal Codice degli Appalti, ma, ai fini della completezza della presente trattazione, si ritiene comunque accennare alla relativa disciplina contenuta attualmente nel d.p.r. n. 554/1999 e nel d.m. 145/2000. Al riguardo, l art. 133, ai commi 1 e 2, d.p.r. n. 554/1999, disciplina, rispettivamente, le sospensioni originate da cause speciali che impediscono la prosecuzione dei lavori a regola d arte e quelle che siano disposte per ragioni di pubblico interesse o necessità. La prima tipologia di sospensioni viene disposta dal direttore dei lavori, mentre la seconda dal responsabile del procedimento. In ragione della ripartizione della competenza, occorre valutare cosa accada nell ipotesi in cui la sospensione venga disposta da un soggetto incompetente. Tale problematica, invero, non risulta affrontata dal legislatore che non si preoccupa di chiarire, quando non vi sia una unione personale di cariche, che rapporto sussista tra il responsabile del procedimento ed il direttore dei lavori. L esame unitario delle disposizioni regolamentari porta a ritenere che, ancorché non inquadrabile in termini gerarchici, vi sia una sorta di ruolo predominante del responsabile del procedimento rispetto a quello assunto dal direttore dei lavori. Di conseguenza, si deve ritenere che siano valide anche le sospensioni disposte ed eventualmente verbalizzate dal responsabile del procedimento per cause di forza maggiore o per avversità meteorologiche, mentre si devono ritenere non valide perché emesse da un soggetto privo della necessaria competenza le sospensioni dei lavori eventualmente ordinate dal direttore dei lavori per pubblico interesse o necessità. Tale distinzione assume particolare rilievo, tuttavia, non solo dal punto di vista soggettivo, ma anche oggettivo, attesa la diversa disciplina delle conseguenze delle due sospensioni: difatti, solo per quelle discendenti da ragioni di pubblico interesse o necessità è prevista la facoltà per l appaltatore di richiedere lo scioglimento dal contratto senza indennizzo, allorché esse abbiano una durata eccedente il quarto del tempo contrattuale o siano, comunque, superiori a sei mesi. L esercizio della facoltà di chiedere lo scioglimento dal contratto nell ipotesi di cui al comma 4 dell art. 24, d.m. n. 145/2000, prescinde dalla necessità di apporre una riserva in tal senso negli atti contabili dell appalto. Difatti, la facoltà di richiedere lo scioglimento dal contratto non risulta, sotto alcun profilo, subordinata ad adempimenti formali riconducibili al genus della riserva. Pertanto, l art. 24, comma 4, d.m. 145/2000 offre all appaltatore uno strumento di limitazione del rischio economico dell operazione e, proprio per tale motivo, si atteggia quale norma di tutela La sospensione dei lavori non è disciplinata dal Codice Le sospensioni legittime La durata massima delle sospensioni legittime 4217 dell appaltatore nel caso in cui la sospensione originata da motivi di pubblico interesse o necessità ecceda un quarto del tempo complessivo di esecuzione dei lavori o comunque sei mesi. Quella concessa all appaltatore, in questo caso, non è però una facoltà piena, venendo comunque rimessa alla stazione appaltante la decisione in merito allo scioglimento del contratto. Nel caso in cui il committente intenda tener ferma la sospensione e rifiuti lo scioglimento del contratto, vincolando così l appaltatore al contratto quiescente, assume però, con il solo rifiuto, l obbligo di tenere indenne l appaltatore di tutti i maggiori oneri sopportati, che assumono specifica rilevanza come danni contrattuali derivanti da comportamento lecito dell amministrazione. Nell ipotesi di sospensione dei lavori, di cui al primo comma dell art. 24, disposta dal direttore dei lavori, invece, l appaltatore non ha, come si è anticipato, la facoltà di sciogliersi dal contratto. Tuttavia, il soggetto esecutore, nel caso in cui ritenga cessate le cause che hanno comportato la sospensione dei lavori, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. Tale diffida costituisce condizione necessaria per poter iscrivere riserva all atto della ripresa dei lavori, qualora l appaltatore intenda far valere l illegittima maggiore durata della sospensione. Al momento della ricezione della diffida da parte dell appaltatore, il responsabile del procedimento, anche se ciò non è espressamente previsto dalla norma, deve richiedere immediatamente informazioni al direttore dei lavori in merito al permanere o meno delle condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori. Nel caso in cui dette condizioni siano venute meno, il responsabile del procedimento deve impartire al direttore dei lavori l ordine di disporre la ripresa dei lavori. L art. 24 in commento, tuttavia, si limita a dettare esclusivamente la disciplina delle sospensioni legittime, non risultando comprese quelle illegittime per le quali l appaltatore ha senz altro diritto al risarcimento dei danni ovvero di agire sulla base delle disposizioni del codice civile per la risoluzione del contratto per grave inadempimento della stazione appaltante. Chiarita la portata generale dell art. 24, d.m. 145/2000, occorre analizzare nel dettaglio i motivi di sospensione legittima. Il primo dei motivi di sospensione legittima è costituito dalla sussistenza di cause di forza maggiore che possano impedire temporaneamente l esecuzione dell opera a regola d arte. La nozione di causa di forza maggiore ha subito una lunga elaborazione che ha portato ad individuarne i caratteri precipui nell imprevedibilità ed inevitabilità. Giustamente, però, sono stati formulati dubbi in ordine alla necessità del requisito dell imprevedibilità, poiché il problema non pare tanto di vedere se il debitore abbia previsto l evento ( ) quanto se abbia posto in essere quei mezzi e quelle precauzioni che la legge gli richiedeva per La facoltà di recesso dell appaltatore nell ipotesi di superamento dei termini massimi di sospensione legittima disposta dal RUP La necessaria diffida dell appaltatore per richiedere il risarcimento dei danni nell ipotesi di cessazione delle cause che hanno comportato l adozione del provvedimento di sospensione legittima da parte del Direttore dei Lavori La forza maggiore come causa di sospensione legittima 4228 evitarlo 5. In tale ottica l elemento di peculiare rilevanza ai fini dell apprezzamento della sussistenza della forza maggiore (cui viene assimilato il caso fortuito) è costituito dall inevitabilità. In altri termini, si ritiene che caratteri peculiari della forza maggiore siano l eccezionalità e la straordinarietà dell evento, che integrano una ipotesi di assenza di colpa da parte della stazione appaltante. Diversamente, in tema di obbligazioni, quando sia stata provocata o agevolata da un comportamento colposo o addirittura doloso del debitore, la forza maggiore non ha alcuna efficacia liberatoria. Ne consegue che la sospensione non può certo considerarsi legittima quando l evento che costituisce apparentemente causa di forza maggiore si sia prodotto in seguito a colpa del committente (che ad es. ignori la relazione geologica indicante la sussistenza di una frana e non prenda alcun provvedimento) o dell appaltatore (che ad es., incaricato di eseguire alcune prestazioni propedeutiche, non si attivi tempestivamente per svolgerle). L elenco delle varie ipotesi che integrano una causa di forza maggiore, e che danno luogo ad una sospensione legittima, è indubbiamente assai articolato e non può che avere carattere meramente esemplificativo. Il concetto di forza maggiore ha trovato la sua più ampia specificazione nell ambito degli eventi naturali. La giurisprudenza mostra sotto questo profilo un ampio panorama di esemplificazione in cui le vicende naturali quali terremoti, frane, inondazioni, maremoti e simili vengono valutate quale motivo d impossibilità non imputabile di fornire la prestazione secondo il canone consueto dello sforzo diligente richiesto in relazione al risultato dovuto ed all impedimento creato dall evento naturale. Questo è configurabile quale causa di forza maggiore quando consiste in un avversità eccezionale che non può essere evitata con le cautele e le attrezzature normalmente utilizzate per fronteggiare le avversità ordinarie. Gli altri motivi che, ai sensi dell art. 24, d.m. n. 145/2000, danno luogo ad una sospensione legittima sono costituiti dalle condizioni climatiche o da altre circostanze speciali che precludano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d arte. Per condizioni climatiche che impediscono il procedere dei lavori si devono intendere tutti quei fatti naturali che pur senza dar vita alla causa di forza maggiore precludano la normale prosecuzione dei lavori. Ovviamente non vi possono essere ricompresi il normale periodo di condizioni avverse che viene computato già nei documenti contrattuali ai fini della determinazione del tempo di esecuzione dei lavori. Il comma 2 dell art.133, d.p.r. n. 554/1999, legittima, invece, il responsabile del procedimento a disporre la sospensione per pubblico interesse o necessità. Nell ambito della nozione di pubblico interesse e necessità può essere Le altre cause di sospensione legittima: condizioni climatiche e altre circostanze speciali pubblico interesse o necessità 5 Cfr. G. Cottino, Caso fortuito e forza maggiore, in Enciclopedia del diritto, Vol. VI, Giuffré editore, p9 ricompresa, a titolo esemplificativo, la circostanza che l area di intervento sia stata teatro di fatti di reato e quindi non si possa alterare lo stato dei luoghi al fine di non distruggere eventuali indizi; in tale ipotesi la sospensione può legittimamente protrarsi per tutto il tempo necessario per le relative indagini. Al di là delle possibili esemplificazioni, le ipotesi di pubblico interesse o necessità che possono dar luogo ad una sospensione legittima e si caratterizzano rispetto a quelle disposte per circostanze speciali o cause di forza maggiore in ragione di una più ampia discrezionalità. Difatti, il responsabile del procedimento, in tali fattispecie, in virtù di considerazioni autenticamente discrezionali ed è per tale motivo che viene riconosciuta all appaltatore la facoltà di sciogliersi dal vincolo contrattuale allorquando la sospensione si protrae oltre il quarto del tempo contrattuale, ovvero oltre sei mesi. Durante la sospensione totale, all appaltatore è preclusa ogni attività lavorativa mentre il direttore dei lavori deve comunque operare atteso che ai sensi dell art. 133, comma 5, d.p.r. n. 554/1999, è tenuto ad effettuare visita periodiche in cantiere, con un intervallo non inferiore ai novanta giorni tra una visita e l altra, provvedendo ad accertare le condizioni delle opere, la consistenza dei macchinari e della mano d opera eventualmente presenti e dando le disposizioni ritenute occorrenti al fine di contenere i macchinari e la mano d opera nella misura strettamente necessaria ad evitare danni alle opere già eseguite e finalizzate a favorire la ripresa dei lavori. È evidente che il responsabile del procedimento debba vigilare anche sulle attività del direttore dei lavori e, nell ipotesi in cui non riceva i verbali di sopralluogo da parte del direttore dei lavori, sia tenuto a richiamarlo ai propri doveri positivamente previsti. Diversamente, in ipotesi di sospensione parziale, l art. 133, comma 7, d.p.r. n. 554/1999, prevede che l appaltatore è comunque tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili e non interessate da impedimenti. Al di fuori dell ipotesi espressamente tipizzate dal legislatore, le sospensioni dei lavori devono essere considerate illegittime con il conseguente diritto dell appaltatore al risarcimento del danno, sempre che provveda a sottoscrivere con riserva sia il verbale di sospensione sia il verbale di ripresa dei lavori. Il legislatore, al riguardo, all art. 25 del d.m. 145/2000 si è preoccupato di predeterminare il danno che può subire l appaltatore in caso di sospensioni illegittime, al fine di dare al settore degli appalti pubblici, come si legge nella relazione di accompagnamento al provvedimento ministeriale, una regola chiara volta sia a consentire alle parti del contratto di conoscere con estrema precisione i costi delle sospensioni, controllandone l evoluzione nel tempo sia per limitare l eccessiva discrezionalità che sul punto hanno mostrato di utilizzare i collegi arbitrali con statuizione diverse da caso a caso e che, attendendo al merito, non sono suscettibili di successivo controllo La sospensione totale La sospensione parziale Le voci di danno e relativa quantificazione nel caso di sospensioni illegittime 42410 giurisdizionale. In ordine, infine, al prolungamento del termine contrattuale, non si pone alcun problema in caso di sospensioni totali, dovendosi riconoscere all appaltatore un termine pari alla durata della sospensioni stesse. In caso di sospensioni parziali, invece, l art. 24, ultimo comma, d.m. n. 145/2000 prevede espressamente che debba essere riconosciuto all impresa esecutrice un differimento del termine di ultimazione per un numero di giorni pari al prodotto dei giorni di sospensione parziale per il rapporto tra l importo dei lavori non eseguiti per effetto di essa e l ammontare complessivo dei lavori previsto nello stesso periodo nel programma lavori redatto dall appaltatore. Il prolungamento del termine contrattuale, in tali ipotesi, deve essere previsto nei verbali di ripresa dei lavori. La proroga del termine di ultimazione al momento della ripresa dei lavori 5. I termini per l adempimento I termini per l adempimento devono essere stabiliti nello schema di contratto e nel capitolato speciale allegato alla documentazione di gara. Il rispetto del termine per l esecuzione dei lavori è uno degli obblighi imprescindibili assunti dall appaltatore con l assunzione della commessa, la cui violazione comporta conseguenza che vanno dalla applicazione delle penali sino alla risoluzione in danno del contratto che saranno trattati nel prosieguo. Il termine di ultimazione può subire, tuttavia, degli slittamenti in avanti che possono essere determinati da una pluralità di fattori. La proroga del termine contrattuale deve essere innanzitutto concessa dalla stazione appaltante, come visto, a seguito di sospensioni dei lavori, siano esse totali o parziali. La proroga o meglio un termine suppletivo deve, altresì, essere concesso nell ipotesi di perizie di varianti suppletive che prevedano l esecuzione di maggiori lavori rispetto a quelli originariamente previsti nel progetto esecutivo oggetto di contratto. L art. 26 del d.m. 145/2000 prevede, poi, che qualora l appaltatore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiedere una proroga. Tale richiesta deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale e deve riportare le circostanze che hanno reso impossibile il rispetto del termine originario. In ogni caso, la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all appaltatore per l eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. La risposta, in merito all istanza di proroga, è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. Il termine concesso al responsabile del procedimento dal legislatore fa ritenere che il congruo anticipo, con il quale l appaltatore sia tenuto 42511 inoltrare la sua richiesta di proroga, debba essere almeno pari a 30 giorni prima dell ultimazione dei lavori, in modo da consentire allo stesso responsabile del procedimento di poter accogliere la relativa istanza prima della scadenza del tempo contrattuale. La concessione di una proroga del completamento dell opera, da parte della stazione appaltante su richiesta dell appaltatore, comporta una modificazione consensuale del termine di ultimazione dei lavori, con la conseguenza che la revisione in aumento eventualmente richiesta dal privato può legittimamente estendersi anche ai lavori compiuti nel periodo di proroga 6. In ragione dell eccezionalità della concessione di proroghe, si ritiene che il relativo provvedimento, come ogni altro atto della pubblica amministrazione, debba essere adeguatamente motivato ai sensi dell art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i.. 6. Le penali per ritardata esecuzione dei lavori Il Codice degli appalti si limita a disporre, all art. 133, comma 9, che l entità delle penali e le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento. Nelle more dell entrata in vigore del regolamento attuativo del Codice, si deve far riferimento alla disciplina contenuta nel d.p.r. n. 554/1999. In particolare, l art. 117 del d.p.r. n. 554/1999 dispone che le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali sono precisate nel contratto e nel capitolato speciale di appalto. Le penali da applicazione vengono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel capitolato speciale d appalto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l 1 per mille dell ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all entità delle conseguenze legale all eventuale ritardo. Qualora il ritardo nell adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10 per cento del prezzo di contratto, il responsabile de procedimento deve promuovere l avvio della procedura di risoluzione in danno di cui all art. 136, commi 4, 5 e 6 del Codice (v. infra). 7. Varianti in corso d opera L opera indicata nel contratto dovrebbe essere invariabile sia come opera, sia come modalità costruttive. 6 Cfr. Cass. Civ., S.U., 12 marzo 1999, n12 Tuttavia, il principio dell invariabilità dell opera, inteso in senso assoluto, contrasterebbe con le esigenze della pratica e con la stessa funzione del negozio. L appalto, diversamente dalla compravendita, trova la sua ragion d essere nella circostanza che il contratto possa essere modificato in corso d opera affinché il bene realizzato meglio risponda alle esigenze del committente. Le esigenze del committente, invero, possono variare durante l esecuzione dell opera per motivi vari o circostanze sopravvenute, ovvero per risultanze imprevedibili in sede esecutiva. Se non fosse, quindi, consentito di poter in qualche modo intervenire sul contratto stipulato apportando delle modifiche, si correrebbe il serio rischio che l opera non veda mai il suo epilogo finale ossia la sua conclusione. Per tale motivo, nella legislazione delle opere pubbliche è stato da sempre riconosciuto in capo ala stazione appaltante lo ius variandi. Nella legislazione vigente, il diritto della stazione appaltante di poter intervenire durante l esecuzione dei lavori ordinando la variazione dell opera è disciplinata innanzitutto dall art. 132, d.lgs. n. 163/2006. Tale disposizione prevede che le varianti in corso d opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell opera o di sue parti e sempre che non alterino l impostazione progettuale; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; d) nei casi previsti dall articolo 1664, comma 2, del codice civile; e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all Osservatorio e al progettista. Sono, inoltre, ammesse, nell esclusivo interesse dell amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto e l importo in aumento relativo a tali varianti non superi il 5 per cento dell importo originario del contratto e trovi copertura nella somma stanziata per l esecuzione dell opera. In tale ambito, l art. 11, d.m. 145/2000, recante il capitolato generale dei lavori pubblici, prevede che, al di fuori dei contratti affidati mediante appalto concorso, l appaltatore può proporre alla direzione Art. 132 del d.lgs. n. 163/2006 Le ipotesi di varianti Le varianti proposte dall appaltatore 42713 dei lavori, durante l esecuzione delle opere, eventuali variazioni migliorative dal punto di vista tecnico-economico a condizione che non vi sia una riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto originario e che rimangano inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La proposta dell appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al direttore dei lavori che deve, a sua volta, trasmetterla unitamente ad un proprio parere al responsabile del procedimento. Ricevuta la perizia di variante proposta dall appaltatore, il responsabile del procedimento ha trenta giorni di tempo per esaminarla, nell arco dei quali deve sentire anche il progettista. Terminata l analisi della proposta, il responsabile del procedimento comunica all appaltatore le proprie determinazione, che deve essere adeguatamente motivata in ordine alle circostanze che lo hanno indotto ad adottare il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Affinché le proposte dell appaltatore possano essere accolte, occorre che le stesse siano predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell esecuzione dei lavori così come risultante nel relativo cronoprogramma. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata sono ripartite in parti uguali tra stazione appaltante e l appaltatore. Accanto a queste tipologie di varianti, il legislatore ne ammette anche altre, che, con una finzione giuridica, non vengono considerate tali, nel caso in cui sia necessario apportare modifiche per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell appalto e che non comportino un aumento dell importo del contratto stipulato per la realizzazione dell opera. Tali varianti sono ordinate direttamente dal direttore dei lavori senza necessità di una preventiva autorizzazione né da parte della stazione appaltante, né da parte del responsabile dei lavori. Lo stesso art. 132 prevede, poi, che se le varianti, dovute ad errori od omissioni progettuali che pregiudicano la bontà dell opera, superano il quinto dell importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore deve risolvere il contratto ed indire una nuova gara alla quale è invitato anche l aggiudicatario iniziale. La risoluzione del contratto, in questa ipotesi, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell importo del contratto 7. 7 Il comma 6 dell art. 132, d.lgs. 163/06, stabilisce che ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 42814 L art. 10, comma 2, d.m. 145/2000, stabilisce che le varianti indicate nell art. 132, comma 1, d.lgs. n. 163/2006, in corso d esecuzione, possono essere ordinate dalla stazione appaltante fino alla concorrenza di un quinto dell importo dell appalto e l appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario. Il successivo comma 4 disciplina le modalità di calcolo del c.d. quinto d obbligo, statuendo che, a tali fini, l importo dell appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell importo degli atti di sottomissione per varianti già intervenute, nonché dell ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuto all appaltatore in sede di accordo bonario. Al riguardo, in dottrina, è stato sostenuto che l importo delle varianti successive alla prima debba essere calcolato sì con riferimento al contratto base incrementato delle varianti già intervenute, ma che il risultato di tale calcolo debba poi essere corretto in diminuzione, con sottrazione degli importi delle varianti già introdotte. In tal modo ogni variante successiva alla prima avrebbe necessariamente un importo molto inferiore a quello della stessa e la tendenza sarebbe verso lo zero. Detta interpretazione, seppure apprezzabile sotto il profilo giuridico, non sembra, tuttavia, consentita dal chiaro dettato della norma capitolare indicativa delle modalità di calcolo, la quale non prevede alcun tipo di decurtazione per le varianti economiche successive alla prima. L importo sul quale valutare il c.d. quinto d obbligo è, pertanto, rappresentato dalla somma del prezzo del contratto e dei successivi atti aggiuntivi, senza necessità di operare alcuna decurtazione. Ne consegue che l impresa sarà tenuta ad eseguire le ulteriori prestazioni rientrati nel quinto d obbligo, per come sopra computato, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario. Diversamente, se la variante si rende necessaria per errori o omissioni progettuali, la base di calcolo del c.d. quinto d obbligo rimane, sempre e comunque, quella dell importo originario del contratto d appalto. Nel caso di varianti dovute a cause impreviste ed imprevedibili rappresentate dal direttore dei lavori, il responsabile del procedimento deve predisporre una relazione con la quale descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. La possibilità di apportare varianti all opera per cause non prevedibili al momento della redazione del progetto appare percorribile soltanto laddove tali cause diventino evidenti in corso di esecuzione (ma in questa ipotesi sarebbe stato sufficiente la disciplina della non prevedibilità al momento della consegna dei lavori) ovvero successivamente alla scelta del contraente e non rendano impossibile Il limite del 20% delle varianti 42915 l avvio dell esecuzione dei lavori. Difatti, ai sensi dell art. 71, d.p.r. n. 554/99, l avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone l acquisizione da parte del responsabile del procedimento dell attestazione del direttore dei lavori in merito, tra le altre ipotesi, alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell approvazione del progetto. Lo stesso art. 71 prevede, altresì, che in nessun caso si procede alla stipulazione del contratto se il responsabile del procedimento e l impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale di entrambi sottoscritto del permanere delle condizioni che consentono l immediata esecuzione dei lavori. Ne discende che l imprevedibilità non può manifestarsi in un momento antecedente lo svolgimento della procedura concorsuale e non può incidere sul progetto in modo da non consentire l avvio dei lavori. Diversamente, si ritiene, infatti, che il progetto debba essere modificato prima di essere messo in gara ovvero prima della stipulazione del contratto d appalto. Qualora, invece, i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimento della Pubblica Amministrazione o di altra autorità, il responsabile del procedimento non può procedere all approvazione di variante, ma deve rimettere la decisione alla stazione appaltante. Nell ipotesi in cui si renda necessaria una variante per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene o per rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale, il responsabile del procedimento deve verificare le caratteristiche dell evento in relazione alla specificità del bene o della prevedibilità o meno del rinvenimento. Tutte le varianti sono approvate dall organo decisionale della stazione appaltante su parere dell organo che ha approvato il progetto nel caso in cui comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato. Diversamente, nel caso in cui la variante rientri nell ambito delle spese previste nel citato quadro economico, e non alteri la sostanza del progetto, la stessa è approvata direttamente dal responsabile del procedimento. È, altresì, approvata direttamente dal responsabile del procedimento, la variazione finalizzata al miglioramento dell opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. In questa ipotesi, la spesa deve essere contenuta nell ambito del cinque per cento dell importo originario del contratto e deve essere coperta dagli accantonamenti per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara. Un ultima ipotesi di variante è prevista dall art. 135, d.p.r. n. 554/99, e dall art. 12, d.m. 145/2000, secondo cui la stazione appaltante può sempre ordinare l esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a 43016 quanto previsto in capitolato speciale d appalto, nei limiti di un quinto determinato con le stesse modalità dell incremento del quinto sopra analizzato, senza che nulla spetti all appaltatore, purché tale determinazione venga tempestivamente comunicata all appaltatore prima del raggiungimento del quarto quinto dell importo contrattuale. 8. Risoluzione del contratto, il recesso e successivi adempimenti L art. 136, d.lgs. n. 163/2006, disciplina due ipotesi di risoluzione per fatto dell appaltatore: i primi tre commi contemplano la fattispecie della risoluzione per grave inadempimento, mentre, gli ultimi tre, quella della risoluzione per grave ritardo. Nella prima ipotesi, quando il direttore dei lavori accerta che i comportamenti dell appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto, tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all appaltatore. A seguito della presentazione di tale relazione, che deve contenere una stima numerica dei lavori eseguiti regolarmente dall appaltatore, su indicazione del responsabile del procedimento, il direttore dei lavori deve formulare la contestazione degli addebiti all appaltatore con apposito ordine di servizio, assegnando a quest ultimo un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di controdeduzioni al responsabile del procedimento. In caso di valutazione negativa delle controdeduzioni acquisite da parte del responsabile del procedimento, ovvero qualora l appaltatore non abbia provveduto nel termine assegnato, la stazione appaltante, ai sensi del citato art. 136, comma 3, del Codice, delibera, su proposta del responsabile del procedimento, la risoluzione del contratto. Diversamente, quando vi sia ritardo nell esecuzione dell appalto per negligenza dell appaltatore, il direttore dei lavori, mediante ordine di servizio, assegna a quest ultimo un termine non inferiore a 10 giorni, salvo i casi di urgenza, per compiere i lavori non ancora eseguiti e dispone, inoltre, le prescrizioni ritenute necessarie. Trascorso tale termine, il direttore dei lavori deve verificare in contraddittorio con l appaltatore, o, in sua mancanza, con l assistenza di due testimoni, gli effetti dell intimazione impartita, compilando processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Qualora, sulla base del processo verbale redatto, l inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, deve deliberare la risoluzione del contratto. Ai sensi del successivo art. 137, d.lgs. 163/06, qualora l appalto in parola sia stato affidato mediante cottimo fiduciario, la risoluzione è dichiarata per iscritto direttamente dal responsabile del procedimento, Art. 136 del Codice: risoluzione per grave inadempimento e per grave ritardo Art. 137 del Codice: risoluzione del contratto di cottimo 43117 previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante. Il Codice degli appalti pubblici enuclea anche altre due ipotesi di risoluzione del contratto: in caso di reati accertati ed in caso di decadenza dell attestazione della qualificazione. In particolare, l art. 135, d.lgs. n. 163/06, dispone, al comma 1, che, qualora nei confronti dell appaltatore sia intervenuta l emanazione di un procedimento definitivo che dispone l applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n ed agli artt. 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatore, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell intervento, di procedere alla risoluzione del contratto. Dalla lettura della norma emerge che, in caso di reati accertati in capo all appaltatore, la stazione appaltante non deve automaticamente procedere, residuando un margine di valutazione discrezionale legata allo stato dei lavori ed alle ripercussioni negative dell eventuale risoluzione contrattuale sulle finalità dell intervento. In altre parole, il responsabile del procedimento, accertato che nei confronti dell appaltatore sono stati adottati i provvedimenti di cui al primo comma del citato art. 135, non deve proporre alla stazione appaltante sic et sempliciter la risoluzione del contratto, ma deve effettuare un analisi costi benefici dell eventuale risoluzione in ragione dello stato di avanzamento dei lavori e delle eventuali conseguenze sull obiettivo prefissato con la realizzazione dell opera. Pertanto, esemplificando, nell ipotesi in cui le condizioni previste dalla disposizione in esame si verificano quando ormai i lavori sono prossimi all ultimazione, sarebbe senz altro controproducente disporre la risoluzione del contratto. Diversamente, nell ipotesi prevista dal secondo comma dell art. 135 cit., ossia di intervenuta decadenza dell attestazione di qualificazione per aver l appaltatore prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante deve senz altro procedere alla risoluzione del contratto. In merito, occorre soltanto precisare che la decadenza dell attestazione di qualificazione non sembra equiparabile alla sospensione dalla partecipazione alle gare per falsa documentazione o dichiarazioni mendaci rese durante una pubblica selezione, dovendosi per contro riferire alla documentazione e alle dichiarazioni rese alle società organismi di attestazione al fine dell ottenimento dell abilitazione ex d.p.r. n. 34/2000 e s.m.i.. Art. 135 del Codice: risoluzione del contratto per reati accertati e per revoca dell attestazione SOA 43218 I provvedimenti da assumere a seguito della delibera di risoluzione del contratto sono, invece, indicati nell art. 138 del Codice degli appalti pubblici. In particolare, la disposizione prevede che, nel comunicare all appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il responsabile del procedimento dispone, con il preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e la presa in consegna da parte del direttore dei lavori dei materiali, macchine e mezzi d opera inventariati. Al riguardo, occorre evidenziare che la prevalente giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che, prima di emanare il provvedimento di risoluzione del contratto, la stazione appaltante non è tenuta a dare alcuna comunicazione all appaltatore dell avvio del procedimento ai sensi dell art. 7, l. n. 241/1990 e s.m.i., in quanto rientra negli ordini di servizio della direzione lavori. Ciò posto, qualora l appaltatore non provveda entro il termine assegnato al ripiegamento dei cantieri allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro, la stazione appaltante, ai sensi dell art. 139 del Codice, procede d ufficio addebitando all appaltatore i relativi oneri e spese. Lo stesso art. 139 prevede che la stazione appaltante, in alternativa all esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d urgenza, comunque denominati, che inibiscano o ritardino il ripiegamento di cantieri o lo sgombero delle aree di lavori e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell appaltatore o prestazione fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all art. 113, comma 2, pari all uno per cento del valore del contratto. Nel caso in cui sia stato previsto nel bando di gara ai sensi dell art. 140 del Codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante può, in caso di fallimento dell appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, interpellare progressivamente i partecipanti all originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria fino al quinto migliore offerente, escluso l originario aggiudicatario, al fine di stipulare un nuovo contratto per l affidamento del completamento dei lavori alle medesime condizioni già proposte dall originario affidatario in sede di offerta. Ai sensi dell art. 27, comma 2, lett. p), d.p.r. n. 34/2000, in caso di risoluzione del contratto per gravi inadempienze nell esecuzione dei lavori sussiste l obbligo per la stazione appaltante e, quindi, per il responsabile del procedimento di comunicare il fatto al casellario informatico presso l Osservatorio dell Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Altre ipotesi di risoluzione del contratto sono poi previste dal regolamento di attuazione della legge n. 109/1994, ancora in vigore. In particolare, l art. 129, comma 7, d.p.r. n. 554/1999, prevede che, in caso di mancata presentazione dell appaltatore alla seconda convocazione formale da parte del direttore dei lavori per la consegna Art. 138 del Codice: gli adempimenti successivi alla risoluzione del contratto Risoluzione per mancata presentazione dell appaltatore alla consegna dei lavori 43319 dei lavori, la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. L art. 140, d.p.r. n. 554 cit., invece, prevede che, in ipotesi di appalto integrato, intervenuta la stipulazione del contratto, il responsabile del procedimento, con apposito ordine di servizio, dispone che l appaltatore dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nei tempi di cui al capitolato speciale allegato al progetto definitivo posto a base di gara. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste nel capitolato speciale allegato al progetto definitivo, salvo il diritto di risolvere il contratto (comma 5). Qualora il progetto esecutivo redatto dall impresa non sia tenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell appaltatore (comma 6). Il recesso, infine, è disciplinato dall art. 134 del Codice degli appalti. Ivi viene previsto che la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell importo delle opere non eseguite, calcolato sulla differenza tra l importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d asta e l ammontare netto dei lavori eseguiti. L esercizio del diritto di recesso da parte della stazione appaltante deve essere preceduto da formale comunicazione all appaltatore da darsi con un preavviso di almeno venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. I materiali il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del suddetto preavviso. La committente può, poi, anche trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili, corrispondendo all appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma tra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. Per contro, l appaltatore è tenuto a rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito, pena lo sgombero d ufficio a sue spese. Risoluzione per mancata presentazione del progetto nei termini o per progetto non meritevole di approvazione nell appalto integrato La facoltà del recesso da parte della stazione appaltante: la disciplina 9. Il collaudo Al termine dell esecuzione dei lavori, l opera realizzata deve essere sottoposta a collaudo. Lo scopo del collaudo è quello di verificare e certificare che l opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e di 43420 conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha, altresì, lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono tra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente (cfr. art. 187, d.p.r. n. 554/1999). Il collaudo viene eseguito da collaudatori nominati dalla stazione appaltante nell ambito di soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità ed al relativo importo. Anche in tale fase conclusiva dell iter che ha portato a compimento l opera, il responsabile del procedimento svolge un ruolo di vigilanza, di controllo e di impulso dell attività svolta dai collaudatori. In particolare, l art. 192, comma 3, d.p.r. n. 554/1999, prevede che, in caso di ritardo nelle operazioni di collaudo attribuibile ai collaudatori, il responsabile del procedimento assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali propone alla stazione appaltante la revoca dell incarico, ferma restando la responsabilità dei collaudatori per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza. Il controllo del responsabile del procedimento è continuo, atteso che allo stesso, anche nell ipotesi di collaudo in corso d opera, la commissione di collaudo deve inoltrare i verbali di visita sulle aree di cantiere. Tali verbali, peraltro, debbono essere sottoscritti dal responsabile del procedimento (cfr. art. 194, d.p.r. n. 554/1999). In caso di gravi discordanze tra la contabilità e lo stato di fatto, l organo di collaudo deve sospendere le operazioni e riferirne al responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte. Il responsabile del procedimento trasmette la relazione e le proposte dell organo di collaudo alla stazione appaltante. Il ruolo del responsabile del procedimento in questa ipotesi come in quella dei lavori non collaudabili (cfr. art. 202, d.p.r. n. 554/1999) appare, invero, marginale limitandosi a fare solo da mero passacarte. Il responsabile del procedimento deve, invece, esprimere il proprio parere circa la corretta esecuzione delle lavorazioni ordinate all appaltatore dall organo di collaudo per porre rimedio ai difetti ed alle mancanze dell opus realizzato (cfr. art. 197, d.p.r. n. 554/1999). Deve, altresì, esprimere il proprio parere da trasmettere alla stazione appaltante perché quest'ultima abbia gli elementi per assumere una decisione, nel caso in cui l organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate (cfr. art. 198, d.p.r. n. 554/1999). Assume, invece, un ruolo determinante nell ambito dei lavori fino a euro, ove il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione (cfr. art. 141, comma 3, del Codice). 435 Vedere altro
Direzione dei lavori e collaudo di opere pubbliche Ing. Francesco Pecorella Evoluzione tecnologica e normativa in materia di lavori pubblici dal D.M. 29.05.1895 alla Legge Merloni (11.02.94 n. 109) 05.07.2005 Dettagli N. Rep... SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO N. Rep.... LAVORI PER LA NUOVA PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO STAMPATO COME ESISTENTE NEL CORTILE INTERNO DELLA SEDE DI PIAZZA CARDINAL FERRARI DELL AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTO ORTOPEDICO Dettagli Prof. Ing. Paolo Pizzo
Seminario IF COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE LA GESTIONE DELLE RISERVE NELLE OO.PP. Milano, 9 giugno 2011 Ing. Luciano Brusaferro 1 RIFERIMENTI LEGISLATIVI Codice Contratti Pubblici D. Lgs. 12 Aprile 2006 Dettagli La Consegna dei Lavori
La Consegna dei Lavori Il contratto viene posto in esecuzione dall Amministrazione con La consegna dei lavori. Si tratta, complessivamente, di una serie di atti di carattere giuridico e di operazioni materiali, Dettagli REGOLAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE E SERVIZI TECNICI IN ECONOMIA ART. 125 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Approvato con Determinazione del Direttore n. 007/DD del 22.01.2013 REGOLAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE E SERVIZI TECNICI IN ECONOMIA ART. 125 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ARTICOLO. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.... Dettagli Capitolo 10. LE SOSPENSIONI DEI LAVORI
LE SOSPENSIONI DEI LAVORI 10.1- Profili generali della sospensione dei lavori. 10.2- Le sospensioni legittime dipendenti da forza maggiore. Casi in cui si tramutano in illegittime. 10.3- Le sospensioni Dettagli Unione di Comuni Unione dei Miracoli Sede di Casalbordino (CH) Piazza Umberto I Codice fiscale 02385890690 - tel. 0873/92191 - fax 0873/9219233
Unione di Comuni Unione dei Miracoli Sede di Casalbordino (CH) Piazza Umberto I Codice fiscale 02385890690 - tel. 0873/92191 - fax 0873/9219233 CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO CENTRALE Dettagli CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO Art. 1 OGGETTO DELL INCARICO Il presente capitolato disciplina l'incarico inerente il servizio professionale di Dettagli La connessione obiettiva di un illecito amministrativo ambientale con un reato
La connessione obiettiva di un illecito amministrativo ambientale con un reato A cura della Dott.ssa Stefania Pallotta L art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 disciplina la connessione obiettiva Dettagli ASSET CAMERA REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI. Art. 1 ISTITUZIONE E FINALITÀ DELL ELENCO
ASSET CAMERA REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI Art. 1 ISTITUZIONE E FINALITÀ DELL ELENCO Ai sensi dell art. 125 comma 12 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., avente ad oggetto il Codice Dettagli SCHEMA DI CONTRATTO-TIPO
SCHEMA DI CONTRATTO-TIPO CONTRATTO DI APPALTO PRIVATO PER OPERE RELATIVE A IMMOBILI CIVILI Tra... d ora in avanti denominato il committente residente in. C.F... P. IVA - da una parte e.. d ora in avanti Dettagli MAPPATURA DEI RISCHI E MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO Area B) Area affidamento lavori, servizi e forniture
Definizione dell oggetto dell affidamento MAPPATURA DEI RISCHI E MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO b1 Processi Fasi Rischi Individuazione delle caratteristiche del bene o del servizio rispondente alle necessità Dettagli Art. 1: Oggetto dell appalto
Art. 1: Oggetto dell appalto Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, ed in particolare: o il servizio di assistenza, consulenza e gestione del programma Dettagli SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO
SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO REPUBBLICA ITALIANA L anno duemila. il giorno. del mese di. nella sede della stazione appaltante sita.., alla via.. n..., avanti a me dott, autorizzato a ricevere atti e contratti Dettagli Falsa dichiarazione per disattenzione revoca dell attestato SOA ed esclusione dalle gare.
NEWS N.68/ 8 giugno 2015 Falsa dichiarazione per disattenzione revoca dell attestato SOA ed esclusione dalle gare. E sempre più importante prestare attenzione alla documentazione fornita alla SOA nel corso Dettagli CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
INCARICO DI ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE E DEI COLLABORATORI PER IL PERIODO 1/1/2012-31/12/2013 CIG Z990278489 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO ART. 1 - Dettagli PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1 OBIETTIVI E FINALITÀ.
Regolamento degli incentivi per la progettazione e la gestione interna di lavori pubblici e strumenti urbanistici (Approvato con deliberazione n. 3/GM del 5.1.2012) PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO Dettagli GLI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER GLI APPALTI DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI PUBBLICI
GLI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER GLI APPALTI DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI PUBBLICI Il seguente documento ha la finalità di riassumere gli adempimenti e le scadenze che il Dettagli RASSEGNA NORMATIVA RASSEGNA PERIODICA DI LEGISLAZIONE*
RASSEGNA NORMATIVA RASSEGNA PERIODICA DI LEGISLAZIONE* Giugno 2005 Comunicato n. 68/2005 Legge n. 62/2005 Disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità Dettagli REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 18 - COMMA 1 - LEGGE 11.02.1994, N. 109
REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 18 - COMMA 1 - LEGGE 11.02.1994, N. 109 INDICE PREMESSA 2 Capo I - Disposizioni generali 2 Art. 1.1- Oggetto del Dettagli UNIONE NAZIONALE ITALIANA TECNICI ENTI LOCALI U.N.I.T.E.L.
UNIONE NAZIONALE ITALIANA TECNICI ENTI LOCALI U.N.I.T.E.L. Convegno APPALTO INTEGRATO, PROJECT FINANCING, DIALOGO COMPETITIVO, RUOLO DEL RUP: L evoluzione della normativa sugli appalti pubblici e il punto Dettagli CORSO BREVE. Le riserve e la definizione bonaria delle controversie
Università degli Studi di Napoli Federico II Facoltà di Ingegneria Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli CORSO BREVE sulla normativa inerente la PROGETTAZIONE e la REALIZZAZIONE di OPERE PUBBLICHE Dettagli Art. 1 Oggetto. Art. 2 Definizioni
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELL ART. 125 DEL D.LGS. N. 163/2006 E SS.MM.II. DELL AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA E L INNOVAZIONE Art. 1 Oggetto Dettagli REGIONE PUGLIA. Bari, LORO SEDI
Prot. n. Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità Servizio Politiche Benessere sociale e pari opportunità Bari, Ai Soggetti beneficiari dei finanziamenti di Dettagli Il Responsabile Unico del Procedimento e la direzione dei lavori Il ruolo di project manager svolto dal Responsabile Unico nel corso dell intero
Il Responsabile Unico del Procedimento e la direzione dei lavori Il ruolo di project manager svolto dal Responsabile Unico nel corso dell intero Procedimento, assume in fase esecutiva una connotazione Dettagli Determinazione n. 3 del 23/04/2014
Determinazione n. 3 del 23/04/2014 Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni contenute nell art. 38, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 afferenti alle procedure di concordato preventivo Dettagli Friuli Innovazione Condizioni generali di contratto Applicabili ai lavori, servizi e forniture Rev.1 21/9/2012
Friuli Innovazione Condizioni generali di contratto Applicabili ai lavori, servizi e forniture Rev.1 21/9/2012 INDICE Art. 1 - Ambito di applicazione e principi generali Art. 2 - Decorrenza e durata del Dettagli All appaltatore sarà infatti consentito subappaltare a imprese terze in possesso dei necessari requisiti una quota (massima) del 30% dei lavori di
Pagamento diretto dei subappaltatori e anticipazione su fattura: due novità che faranno discutere di Massimo Gentile 1. In attuazione di quanto disposto dall articolo 25, comma 3, della Legge 18 aprile Dettagli 3529,1&,$',%5,1',6, $57 2JJHWWRGHOO DSSDOWR
$OOHJDWR³* DOOD'HWHUPLQD]LRQHQƒGHO 3529,1&,$',%5,1',6, &$3,72/$7263(&,$/(' $33$/72 2JJHWWRGHOO DSSDOWR L appalto ha per oggetto i lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento e interventi straordinari Dettagli REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 100.000,00 ATTINENTI I SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA
REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 100.000,00 ATTINENTI I SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI E I SERVIZI IN MATERIA Dettagli CIRCOLARE N. 34/E. Roma, 21 novembre 2013
CIRCOLARE N. 34/E Direzione Centrale Normativa Roma, 21 novembre 2013 OGGETTO: Trattamento agli effetti dell IVA dei contributi erogati da amministrazioni pubbliche - Criteri generali per la definizione Dettagli AZIENDA TERRITORIALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VERONA CONTRATTO DI APPALTO
AZIENDA TERRITORIALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VERONA CONTRATTO DI APPALTO mediante scrittura privata per l affidamento del servizio triennale di brokeraggio assicurativo a favore dell Dettagli ISTITUTO PER L INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI E LA COMPATIBILITA AMBIENTALE
Guida operativa ITACA per l utilizzo del criterio d aggiudicazione dell offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di lavori pubblici di sola esecuzione ROMA, giovedì 20 GIUGNO 2013 1 Le condizioni Dettagli CAPITOLATO AMMINISTRATIVO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI SURGELATI
ART.1 OGGETTO DELL APPALTO Oggetto del presente documento sono le clausole amministrative relative al contratto di appalto per la fornitura di prodotti alimentari surgelati per le esigenze delle mense Dettagli IL COMUNE DI GENOVA, di seguito per brevità, denominato Comune, con sede in via Garibaldi 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato
CONTRATTO FRA IL COMUNE DI GENOVA E... PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI E NUCLEI DI NAZIONALITÀ STRANIERA SEGUITI DALL UFFICIO CITTADINI SENZA TERRITORIO PERIODO... Dettagli REGOLAMENTO UNICO PER L AFFIDAMENTO DI SERVIZI FORNITURE E LAVORI A SOGGETTI TERZI
ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DELL AMBITO TERRITORIALE DI MARTANO PIANO SOCIALE DI ZONA 2010-2012 REGOLAMENTO UNICO PER L AFFIDAMENTO DI SERVIZI FORNITURE E LAVORI A SOGGETTI TERZI Approvato dal Coordinamento Dettagli L.R. 12/2003, art. 4 B.U.R. 24/3/2010, n. 12 L.R. 14/2002, art. 23. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 marzo 2010, n. 051/ Pres.
L.R. 12/2003, art. 4 B.U.R. 24/3/2010, n. 12 L.R. 14/2002, art. 23 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 marzo 2010, n. 051/ Pres. Regolamento per l acquisizione in economia di lavori e servizi attinenti Dettagli CAPITOLATO D ONERI CUP : E47H08000780002 CIG : 5820909E0D
CAPITOLATO D ONERI affidamento del servizio di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione del LAVORI Dettagli ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTAL ALLEGATO 4 CAPITOLATO SPECIALE PER L AFFIDAMENTO PER ANNI 3 DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO Dettagli Patente di guida: irregolarità e relative sanzioni
Patente di guida: irregolarità e relative sanzioni Errata applicazione dell articolo 126 bis al titolare di patente rilasciata da uno Stato estero All atto di rilascio della patente viene attribuito un Dettagli ALLEGATO C CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
ALLEGATO C CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO relativo alla procedura aperta bandita ai sensi dell art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per l affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per Dettagli TEL - FAX 081-814.39.55 - E-Mail: ambitoc7@gmail.com CENTRO ANTIVIOLENZA DIALOGANDO CUP G84H1500072000 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA DIALOGANDO L.R. N. 2 DEL 11/02/2011 MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE CUP G84H1500072000 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO Articolo Dettagli P.B. OPERAZIONI SOCIETARIE NELL AMBITO DI PROCEDURE CONCORSUALI
P.B. OPERAZIONI SOCIETARIE NELL AMBITO DI PROCEDURE CONCORSUALI P.B.1 (DELIBERAZIONI SULLE PERDITE DI SOCIETÀ SOGGETTA A CONCORDATO PREVENTIVO O AD ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI OMOLOGATI 1 pubbl. Dettagli IL COLLAUDO NEI LAVORI PUBBLICI
IL COLLAUDO NEI LAVORI PUBBLICI Oggetto del collaudo Il collaudo rappresenta l atto conclusivo della realizzazione di un opera pubblica, mediante il quale viene verificato e certificato che l opera pubblica Dettagli Dichiarazione 1 DICHIARAZIONE IN MATERIA DI DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
Dichiarazione 1 DICHIARAZIONE IN MATERIA DI DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI Il sottoscritto nato il a in qualità di legale rappresentante dello studio associato ovvero di titolare dello studio professionale/ditta Dettagli Capitolo 5. LA CONSEGNA DEI LAVORI
Capitolo 5. LA CONSEGNA DEI LAVORI 5.1- L inizio dei lavori a seguito della loro consegna all appaltatore. 5.2- Il caso della non avvenuta consegna nei termini per colpa dell appaltatore. Facoltà dell Dettagli PROVINCIA di MANTOVA DISCIPLINARE D INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA per.. in esecuzione della Determinazione n. PREMESSO che:
PROVINCIA di MANTOVA DISCIPLINARE D INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA per.. in esecuzione della Determinazione n PREMESSO che: vista la Delibera di Giunta Provinciale n. 198 del 04/12/2008 recante: Modifiche Dettagli La direzione dei lavori
APPALTI PUBBLICI: L APPROFONDIMENTO Definizioni, compiti e responsabilità alla luce del DLgs 12 aprile, n. 163 - Codice dei Contratti La direzione dei lavori Francesco Musci * e Roberto Scaravaglione ** Dettagli COMUNE DI ALSENO Provincia di Piacenza
COMUNE DI ALSENO Provincia di Piacenza Rep. N. in data Contratto di appalto per lavori relativi ad interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi e potenziamento uscite di sicurezza della Dettagli FAC-SIMILE SCHEMA DI CONTRATTO DI SUBAPPALTO
FAC-SIMILE SCHEMA DI CONTRATTO DI SUBAPPALTO L Impresa con sede legale in Via n C.F. n. P. I.V.A. nella persona del legale rappresentate nato a il, in appresso per brevità denominata APPALTATORE E L Impresa Dettagli Allegato B. Spett. le. Via Cap - Città
Prot. n. Cagliari, Spett. le Via Cap - Città OGGETTO: Procedura di affidamento diretto del servizio in economia inerente all imputazione sul SIL Sardegna dei dati relativi allo stato di attuazione degli Dettagli L Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (in seguito denominato, per brevità, INAIL) nella persona del
CONVENZIONE TRA L INAIL E L INPS PER L EROGAZIONE DELLA INDENNITA PER INABILITA TEMPORANEA ASSOLUTA DA INFORTUNIO SUL LAVORO, DA MALATTIA PROFESSIONALE E DA MALATTIA COMUNE NEI CASI DI DUBBIA COMPETENZA Dettagli REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO
REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO Approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 23 luglio 2015 Pagina 2 SOMMARIO Parte 1 Disposizioni generali... 3 Art. Dettagli Comune di MISANO DI GERA D ADDA Provincia di Bergamo Regione Lombardia
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA = PREZZO PIU BASSO DETERMINATO MEDIANTE MASSIMO RIBASSO SULL IMPORTO DEI LAVORI APPALTO CON CORRISPETTIVO A CORPO = LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI Dettagli Il Direttore dell esecuzione. esecuzione dei contratti nel Testo Unico degli appalti. Convegno: L opera omnia dei contratti pubblici..
Il Direttore dell esecuzione esecuzione dei contratti nel Testo Unico degli appalti Convegno: L opera omnia dei contratti pubblici.. Stefania Gherri Reggio Emilia 12/12/2007 Il Direttore dell esecuzione.. Dettagli CONVENZIONE D INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI
CONVENZIONE D INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI Manutenzione della rete idrica e fognaria a servizio dell intero territorio Dettagli La normativa in corso dal 01.07.2006 per le coperture assicurative (D.lgs 12 aprile 2006 n. 163)
L entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici Codice de Lise D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 Il nuovo testo unitario sugli appalti pubblici (anche denominato "Codice de Lise", dal nome del presidente Dettagli I permessi brevi (art. 20 del CCNL del 6.7.1995 del personale del comparto Regioni e Autonomie locali) Luglio 2013
I permessi brevi (art. 20 del CCNL del 6.7.1995 del personale del comparto Regioni e Autonomie locali) Luglio 2013 INDICE Presupposti... 2 Modalità di fruizione... 4 Particolari tipologie di rapporto di Dettagli PROVVEDIMENTO 2322 DEL 6 DICEMBRE 2004
PROVVEDIMENTO 2322 DEL 6 DICEMBRE 2004 Decreto legislativo 3 novembre 2003 n. 307, di attuazione delle direttive 2002/12 CE e 2002/13 CE, che modifica i decreti legislativi 17 marzo 1995 nn. 174 e 175 Dettagli Le fasi operative nell'esperimento di gare di appalto di lavori, servizi e forniture secondo il Codice dei contratti pubblici
Appalti pubblici Le fasi operative nell'esperimento di gare di appalto di lavori, servizi e forniture secondo il Codice dei contratti pubblici Questo contributo ha la finalità di illustrare, in modo sistematico Dettagli UNIONE DEI COMUNI PRATIARCATI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER QUATTRO ANNI DAL 01/04/2016 AL 31/03/2020 - CIG 6568371737
PROT. N. _1815_ Li, 29/01/2016 BANDO DI GARA PER APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER QUATTRO ANNI DAL 01/04/2016 AL 31/03/2020 - CIG 6568371737 1. AMMINISTRAZIONE Dettagli Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 Lazzaro Spallanzani
Prot. n. 870/VI/10 Venezia-Mestre, 3 marzo 2016 REGOLAMENTO D ISTITUTO PER L ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Redatto ai sensi dell art. 125, comma 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006, Dettagli REGOLAMENTO PER GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO I 40.000 EURO
REGOLAMENTO PER GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO I 40.000 EURO Sede Legale ed Amministrativa: Via Biagio di Montluc 2, 53100 Siena (SI) - Tel 0577 48154 Fax 0577 42449 Capitale Sociale Dettagli CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
CITTA DI VITTORIO VENETO Provincia di Treviso Comando Polizia Locale e Protezione Civile CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO SERVIZI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ART. 1 OGGETTO Dettagli Regolamento per i lavori da eseguirsi in economia.
Regolamento per i lavori da eseguirsi in economia. Art. 1 Identificazione dei lavori in economia Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, e con riferimento Dettagli CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 06 maggio 2011
CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 06 maggio 2011 OGGETTO: IVA Rimborsi Procedura ordinaria e semplificata Omessa prestazione delle garanzie Sospensione dei termini di decadenza dell Dettagli MODELLO 1.b) DICHIARAZIONI IN ORDINE ALL ASSENZA DI CAUSE GENERALI DI ESCLUSIONE
MODELLO 1.b) DICHIARAZIONI IN ORDINE ALL ASSENZA DI CAUSE GENERALI DI ESCLUSIONE Il sottoscritto in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro ) della società sede (comune italiano Dettagli MODELLO B AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
MODELLO B AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Al Comune di Vittorio Veneto Piazza del Popolo, n. 14 31029 VITTORIO VENETO (TV) Oggetto: Procedura aperta per l affidamento della Dettagli RISOLUZIONE N. 56/E. OGGETTO: Trattamento IVA delle attività di riscossione e pagamento di imposte
RISOLUZIONE N. 56/E Roma, 30 maggio 2014 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Trattamento IVA delle attività di riscossione e pagamento di imposte Pervengono alla scrivente quesiti circa il trattamento Dettagli CONTRATTO DI CONFERIMENTO DELL INCARICO DI DIRETTORE. Il giorno del mese di.. dell anno 20.. sono. On.le Stefano Caldoro, nato a il,
CONTRATTO DI CONFERIMENTO DELL INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DI AA.OO.UU. Il giorno del mese di.. dell anno 20.. sono presenti i sigg. : On.le Stefano Caldoro, nato a il, nella sua qualità di Presidente Dettagli Domanda di concordato. Introduzione. Concordato Preventivo
21 giugno 2012 Modifiche apportate dal c.d. Decreto Legge Crescita alla disciplina del concordato preventivo e degli accordi di di Alberto Picciau, Andrea Pinto (A) Introduzione Il c.d. Decreto Legge Crescita, Dettagli DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA
DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA Spettabile Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Veterinari Via Castelfidardo, 41 00185 Roma Appalto Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione Dettagli PROCEDIMENTO DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE DISPOSIZIONI GENERALI
Allegato B PROCEDIMENTO DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE DISPOSIZIONI GENERALI 1. FINALITA Il presente documento definisce, ai sensi degli articoli 8 bis e 8 quater, del decreto legislativo Dettagli CIG 01334839A5 MOD. 1 ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DICHIARAZIONE UNICA
CIG 01334839A5 MOD. 1 ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DICHIARAZIONE UNICA OGGETTO: Procedura aperta l affidamento dei lavori di ristrutturazione del Presidio Ospedaliero San Marcellino di Muravera. Dettagli L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
DELIBERAZIONE 5 NOVEMBRE 2015 519/2015/A AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA - RIF. 222/2014/A - CIG 5748085DC9 - INDETTA IN AMBITO NAZIONALE FINALIZZATA ALLA STIPULA DI Dettagli CIRCOLARE N. 46/E. Roma, 3 novembre 2009
CIRCOLARE N. 46/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 3 novembre 2009 OGGETTO: Deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente Dettagli BANDO DI GARA per l appalto del servizio di tesoreria Articolo 1 Amministrazione aggiudicatrice Denominazione: Consorzio Gestione Area Marina
BANDO DI GARA per l appalto del servizio di tesoreria Articolo 1 Amministrazione aggiudicatrice Denominazione: Consorzio Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano C.F. e P.Iva: 90013490678 Indirizzo: Dettagli INDIRIZZI PER IL RILASCIO ED IL RINNOVO DI CONCESSIONI DI PERTINENZE IDRAULICHE DEMANIALI
INDIRIZZI PER IL RILASCIO ED IL RINNOVO DI CONCESSIONI DI PERTINENZE IDRAULICHE DEMANIALI Con le presenti direttive si forniscono indirizzi per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di pertinenze Dettagli Monterosa 2000 S.p.A. Sede Legale: Frazione Bonda, 7 13021 Alagna Valsesia (VC) Sede Secondaria: Loc. Punta Indren 11020 Gressoney L.T.
Sede Legale: Frazione Bonda, 7 13021 Alagna Valsesia (VC) Sede Secondaria: Loc. Punta Indren 11020 Gressoney L.T. (AO) Tel. 0163/922922 Fax 0163/922663 Cod. fisc. e P. IVA 01868740026 e-mail info@freerideparadise,it Dettagli Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Determinazione n. 4/2007 del 29 marzo 2007 Indicazioni sull affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura a seguito Dettagli P R O V I N C I A D I C A G L I A R I
Approvato con delibera della Giunta Comunale n. 85 del 12/07/2012 COMUNE DI VILLASOR P R O V I N C I A D I C A G L I A R I REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELL INCENTIVO DI CUI ALL ART 92 DEL DECRETO LEGISLATIVO Dettagli R E G I O N E S I C I L I A N A COMUNE DI BUCCHERI Provincia di Siracusa
R E G I O N E S I C I L I A N A COMUNE DI BUCCHERI Provincia di Siracusa CAPITOLATO D ONERI FORNITURA MATERIALI A PIE D OPERA, TRASPORTI e NOLI OGGETTO : Cantiere di lavoro n. 1001467/SR-18 (Circolare Dettagli Comune di Villa di Tirano
Comune di Villa di Tirano! "" #$% &' ( CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 1. OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto l affidamento del servizio Dettagli ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA. Seminario per candidati agli esami di abilitazione alla professione di ingegnere LAVORI PUBBLICI
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA Seminario per candidati agli esami di abilitazione alla professione di ingegnere LAVORI PUBBLICI Progetto, approvazione, affidamento dott. ing. Orazio Dettagli REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEI FONDI PER LA PROGETTAZIONE E L INNOVAZIONE E DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIPARTO
REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEI FONDI PER LA PROGETTAZIONE E L INNOVAZIONE E DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIPARTO 1 Indice: Capo I Disposizioni generali Art. 1 - Oggetto del regolamento Art. 2 Finalità Dettagli REGOLAMENTO Elenco elettronico degli operatori economici. Albo Fornitori
REGOLAMENTO Elenco elettronico degli operatori economici Albo Fornitori INDICE ART. 1 PREMESSA 3 ART. 2 OGGETTO 3 ART. 3 STRUTTURA DELL ALBO 3 ART.4 REQUISITI PER L ISCRIZIONE 3 ART. 5 MODALITA DI ISCRIZIONE Dettagli Numero CIG 59174523DE RISPOSTA A RICHIESTA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI N. 2
Procedura aperta per l affidamento di gas naturale per il periodo 01.01.2015 31.12.2015. Autorizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.07.2014. Numero CIG 59174523DE RISPOSTA A RICHIESTA Dettagli CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO CIG 50773444D0 OGGETTO DELL'INCARICO L affidamento ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo professionale, Dettagli Regolamento provvisorio e sperimentale avente ad oggetto l istituzione, presso Sviluppo Campania spa, di un Albo Fornitori.
Provvedimento dell Amministratore Delegato Prot.n. 590 del 10 aprile 2015 Regolamento provvisorio e sperimentale avente ad oggetto l istituzione, presso Sviluppo Campania spa, di un Albo Fornitori. Art.1 Dettagli INDIVIDUAZIONE DI ISTITUTO FINANZIARIO PER L EROGAZIONE DI MUTUO IPOTECARIO DI IMPORTO PARI AD EURO 600.000,00 CAPITOLATO SPECIALE D ONERI
INDIVIDUAZIONE DI ISTITUTO FINANZIARIO PER L EROGAZIONE DI MUTUO IPOTECARIO DI IMPORTO PARI AD EURO 600.000,00 CAPITOLATO SPECIALE D ONERI ART. 1 Oggetto dell appalto è la somministrazione di servizio Dettagli S.C. TELECOMUNICAZIONI. Procedura negoziata per la manutenzione degli apparati fax Gara 08/D.04/10. Art. 1 Oggetto della procedura
S.C. TELECOMUNICAZIONI SEDE LEGALE: Via San Secondo, 29 Torino, 22/11/2010 Prot. n. 124751/D.04.01.07.01 Spett. Ditta Oggetto: Procedura negoziata per la manutenzione degli apparati fax Gara 08/D.04/10 Dettagli ALLEGATO B. Capitolato Speciale d Appalto (C.S.A.) relativo a FORNITURA IMBARCAZIONE AD USO DI POLIZIA LOCALE
ALLEGATO B Capitolato Speciale d Appalto (C.S.A.) relativo a FORNITURA IMBARCAZIONE AD USO DI POLIZIA LOCALE 1 INDICE ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART. 10 ART. 11 ART. Dettagli LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL ELENCO TELEMATICO DI OPERATORI ECONOMICI DI CUI ALL ART. 125 DEL DLG
LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL ELENCO TELEMATICO DI OPERATORI ECONOMICI DI CUI ALL ART. 125 DEL DLG. 163/06 Art. 1 NORMATIVA APPLICABILE, OGGETTO E FINALITA Art. 1 NORMATIVA APPLICABILE, Dettagli Il sottoscritto nato il a in qualità di dell impresa. con sede in con codice fiscale n. con partita IVA n.
SCHEMA DI ISTANZA IN BOLLO DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI PREVISTE AL NUMERO 16 - PUNTI 1 E 2- DELLA NOTA INTEGRATIVA DEL BANDO DI GARA DA RENDERE DA OGNI SINGOLO CONCORRENTE PARTECIPANTE [denominazione Dettagli A l l e g a t o C. C O M U N E D I C I S T E R N A D I L A T I N A P r o v i n c i a d i L a t i n a SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
A l l e g a t o C C O M U N E D I C I S T E R N A D I L A T I N A P r o v i n c i a d i L a t i n a SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO Capitolato d oneri per l aggiudicazione del servizio di brokeraggio Dettagli PROVINCIA DI PRATO CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI AUTOVETTURE PER L AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE.
PROVINCIA DI PRATO CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI AUTOVETTURE PER L AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE. Articolo 1 OGGETTO DELLA FORNITURA Le prestazioni richieste al soggetto appaltatore Dettagli volume d affari capitale sociale
Modello A Stazione appaltante: Comune di Isernia Piazza Marconi 86170 Isernia (IS) OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DELL AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE EX SCUOLA COMUNALE IN LOCALITA Dettagli S.C. TECNICO PROGETTI INTEGRATI A
S.C. TECNICO PROGETTI INTEGRATI A Allegato 5 DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI EX D.LGS. 81/2008 E S.M.I. PER LE OPERE DI RIORDINO Dettagli REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI
sede operativa: Via Corte d Appello 16-10122 Torino telefono +39 011 4432580 fax +39 011 4432585 fondazione@torinosmartcity.it - www.torinosmartcity.it REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI Dettagli 2017 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back

References: art. 1
 art. 119
 Art. 119
 art. 28
 art. 7
 art. 2
 art. 17
 art. 91
 art. 7
 art. 10
 articolo 119
 art. 7
 art. 119
 art. 7
 art. 7
 art. 7
 art. 253
 art. 253
 art. 10
 art. 7
 art. 129
 art. 129
 Art. 129
 art. 11
 art. 11
 art. 129
 art. 133
 art. 24
 art. 24
 art. 24
 art. 24
 art. 24
 art. 24
 art.133
 art. 133
 art. 133
 art. 25
 art. 24
 art. 26
 art. 3
 art. 133
 art. 117
 art. 136
 Cass. 
 art. 132
 articolo 1664
 art. 11
 Art. 132
 art. 132
 art. 132
 art. 10
 art. 132
 art. 71
 art. 71
 art. 135
 art. 12
 art. 136
 art. 136
 art. 137
 Art. 136
 Art. 137
 art. 135
 art. 3
 sentenza 
 art. 135
 art. 135
 Art. 135
 art. 138
 art. 7
 art. 139
 art. 139
 art. 113
 art. 140
 art. 27
 art. 129
 Art. 138
 art. 140
 art. 134
 art. 187
 art. 192
 art. 194
 art. 202
 art. 197
 art. 198
 art. 141
 ART. 125
 ART. 125
 Art. 1
 art. 24
 Art. 1
 Art. 1
 art. 125
 Art. 1

Art. 1
 ART. 1
 ARTICOLO 1
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 2
 ART. 125
 Art. 1
 art. 38
 Art. 1
 Art. 2
 articolo 25

ART.1
 art. 4
 art. 23
 art. 4
 art. 23
 articolo 126
 art. 55
 art. 125
 ART. 1
 Art. 1
 Articolo 1
 Articolo 1
 Art. 1
 Art. 2
 ART. 1
 ART. 2
 ART. 3
 ART.4
 ART. 5
 Art.1
 ART. 1
 Art. 1
 ART. 1
 ART. 2
 ART. 3
 ART. 4
 ART. 5
 ART. 6
 ART. 7
 ART. 8
 ART. 9
 ART. 10
 ART. 11
 ART. 125
 ART. 125
 Art. 1
 Art. 1
 Articolo 1