Source: http://slideplayer.it/slide/958764/
Timestamp: 2018-06-18 06:03:32+00:00

Document:
Piani di Sicurezza e Coordinamento - ppt scaricare
PubblicatoAnunciata Marchese Modificato 4 anni fa
Presentazione sul tema: "Piani di Sicurezza e Coordinamento"— Transcript della presentazione:
1 Piani di Sicurezza e Coordinamento
2 Piani di sicurezza e coordinamento
Indicazione delle normative di riferimento Legge 55 del 90 Direttiva 92/57/CEE D.LGS.494/96 NORMA UNI EC 1 D.P.R. 222/03 D.Lgs.81/08 2012 Dott. Giancarlo Negrello
3 Dott. Giancarlo Negrello
Direttiva 92/57/CEE 2012 Dott. Giancarlo Negrello
4 Direttiva 92/57/CEE considerando
considerando che i cantieri temporanei o mobili costituiscono un settore di attività che espone i lavoratori a rischi particolarmente elevati; considerando che le scelte architettoniche e/o organizzative non adeguate …. hanno influito su più della metà degli infortuni .. nei cantieri ..; considerando che … una carenza di coordinamento … può comportare un numero elevato di infortuni sul lavoro; considerando che risulta … necessario un rafforzamento del coordinamento fra i vari operatori ….; 2012 Dott. Giancarlo Negrello
5 Direttiva 92/57/CEE Art.5 – progettazione dell’opera
Durante la progettazione dell'opera …. b) elaborano o fanno elaborare un piano di sicurezza e di salute che precisi le regole applicabili al cantiere interessato, tenendo conto, se necessario, delle attività che vengono effettuate sul luogo; tale piano deve inoltre contenere misure specifiche per i lavori che rientrano in una o più categorie dell'Allegato II; 2012 Dott. Giancarlo Negrello
6 Direttiva 92/57/CEE Allegato II
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento, ….. 2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche ….. 3. Lavori con radiazioni ionizzanti ….. 4. Lavori in prossimità di linee elettriche … … 2012 Dott. Giancarlo Negrello
7 Direttiva 92/57/CEE Art. 9 - Obblighi dei datori di lavoro
Per preservare la sicurezza e la salute nel cantiere secondo le modalità definite all'articolo 6 e 7, i datori di lavoro: a) segnatamente all'atto dell'applicazione dell'articolo 8, adottano misure conformi alle prescrizioni minime riportate all'allegato IV; b) tengono conto delle indicazioni del o dei coordinatori in materia di sicurezza e di salute. 2012 Dott. Giancarlo Negrello
8 Direttiva 92/57/CEE Art.6 – Realizzazione dell'opera: …
Durante la realizzazione dell'opera, il o i coordinatori: a) coordinano l'attuazione dei principi generali di prevenzione e di sicurezza: al momento delle scelte tecniche e/o organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi differenti tipi di lavoro o fasi di lavoro; 2012 Dott. Giancarlo Negrello
9 Direttiva 92/57/CEE Art.6 – Realizzazione dell'opera: …
Durante la realizzazione dell'opera, il o i coordinatori: b) coordinano l'applicazione delle disposizioni … d) organizzano tra i datori di lavoro, … e) coordinano il controllo della corretta applicazione delle procedure di lavoro; f) adottano le misure necessarie affinché soltanto le persone autorizzate possano accedere al cantiere. 2012 Dott. Giancarlo Negrello
10 Dott. Giancarlo Negrello
Art.12 D.Lgs.494/96 D.Lgs.494/96 Prima versione 2012 Dott. Giancarlo Negrello
11 Dott. Giancarlo Negrello
Art.12 D.Lgs.494/96 Art. 12 (Piano di sicurezza e di coordinamento) 1. Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonchè la stima dei relativi costi. ….. 2012 Dott. Giancarlo Negrello
12 Dott. Giancarlo Negrello
NORMA UNI 10942:2001 2012 Dott. Giancarlo Negrello
13 NORMA UNI 10942:2001 + EC 1 piano di sicurezza e coordinamento
Piano di sicurezza (PS): Documento costituito da elaborati grafici e di testo contenente: l’analisi del sito, l’analisi delle fasi di lavorazione previste, la progettazione ……. In particolare deve contenere: e) le prescrizioni operative destinate alla sicurezza dei lavoratori del cantiere; 2012 Dott. Giancarlo Negrello
14 Dott. Giancarlo Negrello
D.P.R. 222/03 2012 Dott. Giancarlo Negrello
15 D.P.R. 222/03 Art. 2. Contenuti minimi
1. Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. 2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi: a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con: 1) l'indirizzo del cantiere ……..; 2012 Dott. Giancarlo Negrello
16 D.P.R. 222/03 Art. 2. Contenuti minimi
3. Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS. 2012 Dott. Giancarlo Negrello
17 D.P.R. 222/03 articoli di riferimento
Art. 2. Contenuti minimi Art. 3 Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni Art. 4 Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento 2012 Dott. Giancarlo Negrello
18 D.P.R. 222/03 Art.3 – analisi dei rischi
3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro … ed effettua l'analisi dei rischi presenti, facendo particolare attenzione oltre che ai rischi connessi agli elementi indicati nell'articolo 12/494 anche ai seguenti: a) al rischio di investimento da veicoli circolanti b) al rischio di elettrocuzione; c) al rischio rumore; d) al rischio dall'uso di sostanze chimiche. 4. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai commi 3, il PSC contiene: a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive..; b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a). 2012 Dott. Giancarlo Negrello
19 D.P.R. 222/03 Art.3 – analisi dei rischi
4. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai commi 3, il PSC contiene: a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive..; b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a). 2012 Dott. Giancarlo Negrello
20 Dott. Giancarlo Negrello
D.Lgs.81/08 2012 Dott. Giancarlo Negrello
21 Dott. Giancarlo Negrello
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 D.LGS. 494/96 – 1° VER. (23/03/97) D.LGS. 494/96 – 2° VER. (18/04/2000) LEGGE 11/2/94 n.109 (MERLONI) NUOVA MERLONI (19/12/98) DPR 547/55 – DPR 164/56 – DPR 303/56 …. D.Lgs.626/94 …. NUOVA MERLONI 163 (19/04/2006) 81/08 2012 Dott. Giancarlo Negrello
22 Dott. Giancarlo Negrello
D.Lgs.81/08 Art PSC 1. Il piano è costituito da: una relazione tecnica ; prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’ ALLEGATO XI; la stima dei costi di cui al punto 4 dell’ ALLEGATO XV. 2012 Dott. Giancarlo Negrello
23 Dott. Giancarlo Negrello
D.Lgs.81/08 Art PSC .1 Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato da: tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti: almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere; ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento … ALLEGATO XV. 2012 Dott. Giancarlo Negrello
24 Dott. Giancarlo Negrello
Redazione di un PSC secondo il D.Lgs.81/08 2012 Dott. Giancarlo Negrello
25 Dott. Giancarlo Negrello
Allegato XV Contenuti minimi Il PSC é specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 15 del presente decreto. 2012 Dott. Giancarlo Negrello
26 Dott. Giancarlo Negrello
Allegato XV a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con: 1) l'indirizzo del cantiere; 2) la descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere; 3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, architettoniche, Strutturali e tecnologiche; 2012 Dott. Giancarlo Negrello
27 Dott. Giancarlo Negrello
Descrizione sintetica dell'opera Trattasi di un capannone prefabbricato da adibire ad unità produttiva di officina meccanica. E’ stata prevista un’area antistante libera che permette durante la fase di costruzione e montaggio della struttura prefabbricata il transito degli automezzi con ampi spazi di manovra. L’ingresso del cantiere verrà quindi effettuato invece che dalla strada principale dalla strada secondaria così da evitare che gli automezzi si immettano in una strada ad alto traffico direttamente dal cantiere. L’opera durerà 15 mesi. 2012 Dott. Giancarlo Negrello
28 Dott. Giancarlo Negrello
Allegato XV b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e….. 2012 Dott. Giancarlo Negrello
29 Dott. Giancarlo Negrello
Soggetti con compiti di sicurezza Committente Responsabile dei lavori; CSP ………………….. CSE ……………… Capocantiere …………. Datore di lavoro 01 …………….. Datore di lavoro 02 ……………………… 2012 Dott. Giancarlo Negrello
30 Dott. Giancarlo Negrello
Allegato XV c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento : all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti (ex lavorazioni) . ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi; 2012 Dott. Giancarlo Negrello
31 Dott. Giancarlo Negrello
Rischi in riferimento all'area Nell’area di cantiere come evidenziato nella planimetria vi è la presenza di un elettrodotto ad alta tensione. Rischi riferimento alle lavorazioni interferenti … Durante il montaggio della struttura prefabbricata si verificheranno situazioni di rischio legate alla presenza di gru, cestelli e carichi sospesi nell’area di cantiere. 2012 Dott. Giancarlo Negrello
32 Dott. Giancarlo Negrello
Allegato XV d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento: 1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti e ; 2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti e ; 3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti e ; 2012 Dott. Giancarlo Negrello
33 Dott. Giancarlo Negrello
Scelte progettuali Vista la presenza di una linea elettrica aerea la scelta tecnica è di interrare l’intera linea così da salvaguardare anche la committenza durante l’attività produttiva. 2012 Dott. Giancarlo Negrello
34 Dott. Giancarlo Negrello
WHO	L’impresa principale WHAT	dovrà provvedere a far interrare la linea ad alta tensione sovrastante il cantiere WHERE	la linea andrà interrata come raffigurato nella tavola 2 allegata al PSC WHY	in questo modo si eviterà qualsiasi contatto durante il montaggio della struttura prefabbricata WHEN	in contemporanea con le fasi di accantieramento COSTI DELLA SICUREZZA Interramento della linea: Euro 2012 Dott. Giancarlo Negrello
35 Dott. Giancarlo Negrello
2012 Dott. Giancarlo Negrello
36 Dott. Giancarlo Negrello
Misure preventive Viste le situazioni di rischio legate alla presenza di gru, cestelli e carichi sospesi sarà prevista una recinzione supplementare dell’area di montaggio. 2012 Dott. Giancarlo Negrello
37 Dott. Giancarlo Negrello
WHO	L’impresa principale WHAT	provvedere a recintare l’area di montaggio della struttura prefabbricata WHERE	la recinzione dovrà essere eseguita come da tavola 03 WHY	in questo modo si eviterà qualsiasi rischio alle persone non interessate al montaggio della struttura prefabbricata WHEN	prima dell’arrivo in cantiere delle prime colonne e sino all’ultimazione del montaggio; COSTI DELLA SICUREZZA Recinzione supplementare: Euro 2012 Dott. Giancarlo Negrello
38 Dott. Giancarlo Negrello
39 Dott. Giancarlo Negrello
Scelte organizzative Subappalti E’ vietato qualsiasi subappalto non autorizzato dal committente e verificato dal CSE ai fini di sicurezza. Sarà cura di ogni impresa appaltatrice operare affinché tale procedura sia rispettata. Solo quando il CSE avrà verificato la compatibilità del piano ed aggiornato il PSC l’impresa potrà operare. 2012 Dott. Giancarlo Negrello
40 Dott. Giancarlo Negrello
WHO	L’impresa principale WHAT	verificare i requisiti tecnico professionali dell’impresa a cui subaffidare i lavori, richiedere l’autorizzazione al subappalto, consegnare in tempo utile copia del PSC all’impresa subappaltatrice e acquisire il POS. WHERE	- WHY	ammissione dell’impresa al lavoro WHEN	prima dell’inizio dei lavori di subappalto COSTI DELLA SICUREZZA --- 2012 Dott. Giancarlo Negrello
41 Dott. Giancarlo Negrello
WHO	L’impresa principale WHAT	riunione straordinaria prima dell’inizio dei lavori della subappaltatrice WHERE	in cantiere WHY	coordinamento delle misure di prevenzione WHEN	prima dell’inizio dei lavori di subappalto COSTI DELLA SICUREZZA Riunioni straordinarie 6 x 4 x 30 Euro/h: 720 2012 Dott. Giancarlo Negrello
42 Dott. Giancarlo Negrello
Scelte organizzative Impianto elettrico L’impianto elettrico dovrà essere installato da ditta specializzata che rilascerà la dichiarazione di conformità quale verifica dell’impianto di terra. Periodicamente tali impianti andranno controllati da ditta specializzata. 2012 Dott. Giancarlo Negrello
43 Dott. Giancarlo Negrello
WHO	L’impresa principale WHAT	richiedere a ditta specializzata verifica straordinaria impianto elettrico WHERE	in cantiere WHY	mantenimento in sicurezza dell’impianto WHEN	ogni tre mesi COSTI DELLA SICUREZZA Verifiche impianto elettrico: 5 x 200 = Euro 2012 Dott. Giancarlo Negrello
44 Dott. Giancarlo Negrello
Scelte organizzative La costruzione dei vani scala se fatta in contemporanea al montaggio della struttura espone il personale ad alto rischio. Tali fasi di lavoro saranno separate. 2012 Dott. Giancarlo Negrello
45 Dott. Giancarlo Negrello
WHO	L’impresa principale o subappaltatrice WHAT	costruzione dei vani scala dopo il montaggio dell’opera WHERE	nei quattro vani scala previsti WHY	evitare pericolose sovrapposizioni di lavoro WHEN	dopo il montaggio della struttura COSTI DELLA SICUREZZA … 2012 Dott. Giancarlo Negrello
46 Dott. Giancarlo Negrello
Allegato XV e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti , e ; 2012 Dott. Giancarlo Negrello
47 Dott. Giancarlo Negrello
D.P.I. interferenze Nell’area circostante il montaggio della struttura prefabbricata può esserci il rischio che possa cadere qualche attrezzo dall’alto o altri elementi. 2012 Dott. Giancarlo Negrello
48 Dott. Giancarlo Negrello
WHO	L’impresa principale o subappaltatrice WHAT	far utilizzare l’elmetto agli operatori WHERE	nell’area circostante al montaggio del prefabbricato WHY	evitare danni agli operatori per caduta di attrezzi o elementi vari WHEN	durante la fase di montaggio prefabbricato COSTI DELLA SICUREZZA Elmetti: 10 lav x 10 Euro/el. … 100 Euro 2012 Dott. Giancarlo Negrello
49 Dott. Giancarlo Negrello
Scelte organizzative La normativa prevede che venga fatta vigilanza sull’uso dei DPI da parte degli operatori. Sarà adottata una procedura di controllo da parte dell’impresa con verifica successiva da parte del CSE. 2012 Dott. Giancarlo Negrello
50 Dott. Giancarlo Negrello
WHO	L’impresa principale per il tramite del suo capocantiere WHAT	verifica l’utilizzo dei caschi da parte dei lavoratori WHERE	nell’area circostante il montaggio della struttura WHY	evitare danni da caduta di oggetti WHEN	ogni settimana COSTI DELLA SICUREZZA Verifica utilizzo DPI: 4 mesi x 4 volte x 10’ x 5 Euro = 800 euro 2012 Dott. Giancarlo Negrello
51 Dott. Giancarlo Negrello
Allegato XV f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punti e ; 2012 Dott. Giancarlo Negrello
52 Dott. Giancarlo Negrello
Servizi igienici e strutture In cantiere dovranno esservi sempre servizi igienici e spogliatoi in rapporto al numero dei lavoratori. Tali strutture dovranno essere presenti sino all’ultimazione dei lavori. 2012 Dott. Giancarlo Negrello
53 Dott. Giancarlo Negrello
WHO	L’impresa principale WHAT	installare n.1 latrina ed un box spogliatoi che potranno essere utilizzati dagli operatori di tutte le aziende che parteciperanno ai lavori WHERE	nell’area di accesso al cantiere come da tavola 3 WHY	garantire idonei locali a tutti gli operatori WHEN	nella fase di accantieramento COSTI DELLA SICUREZZA 1 box fornito e gestito da terzi … 1500 Euro 1 box ricovero … … Euro 2012 Dott. Giancarlo Negrello
54 Dott. Giancarlo Negrello
55 Dott. Giancarlo Negrello
Allegato XV g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi; 2012 Dott. Giancarlo Negrello
56 Dott. Giancarlo Negrello
Cooperazione e coordinamento Ai fini della cooperazione sono previste delle riunioni di coordinamento periodiche e straordinarie. Agli incontri dovranno essere presenti oltre alla ditta principale anche le ditte subappaltatrici che di volta in volta si succederanno nell’esecuzione dei lavori. 2012 Dott. Giancarlo Negrello
57 Dott. Giancarlo Negrello
WHO	L’impresa principale per il tramite del capocantiere, le imprese subappaltatrici ed il CSE WHAT	dovranno partecipare alle riunioni periodiche di coordinamento WHERE	in cantiere WHY	garantire il coordinamento dei lavori WHEN	il primo lunedì del mese COSTI DELLA SICUREZZA Riunioni periodiche 15 x 5 x 30 Euro/h … euro 2012 Dott. Giancarlo Negrello
58 Dott. Giancarlo Negrello
Allegato XV h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, ….. …. il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi; 2012 Dott. Giancarlo Negrello
59 Dott. Giancarlo Negrello
Organizzazione delle emergenze Dovrà essere garantito in cantiere un numero di persone addette al primo soccorso ed all’antincendio. Tale presenza dovrà essere garantita anche nel caso in cui i lavori vengano subappaltati. 2012 Dott. Giancarlo Negrello
60 Dott. Giancarlo Negrello
WHO	L’impresa principale WHAT	garantire la presenza di almeno 2 addetti al primo soccorso e due addetti all’antincendio. WHERE	in cantiere WHY	garantire correttamente la gestione delle emergenze WHEN	tutta la durata del cantiere COSTI DELLA SICUREZZA 2012 Dott. Giancarlo Negrello
61 Dott. Giancarlo Negrello
Riferimenti telefonici Coordinatore della sicurezza ……….. SUEM	118 Vigili del fuoco	115 2012 Dott. Giancarlo Negrello
62 Dott. Giancarlo Negrello
Allegato XV i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno; 2012 Dott. Giancarlo Negrello
63 Montaggio prefabricato Realizzazione bicchieri
Accantieramento Montaggio prefabricato Erezione dei pilastri Realizzazione bicchieri 1650 uomini giorno Riunione con gruista Riunione di inizio 2012 Dott. Giancarlo Negrello
64 Dott. Giancarlo Negrello
Allegato XV l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1. 2012 Dott. Giancarlo Negrello
65 Dott. Giancarlo Negrello
Costi della sicurezza Interramento della linea: Recinzione supplementare: Riunione straordinaria 6 x 4 x 30 Euro/h: 720 Verifiche impianto elettrico: 5 x 200 = Elmetti: 10 lav x 10 Euro/el. … 100 Verifica DPI: 4 mesi x 4 x 10’ x 5 Euro = 800 1 box fornito e gestito da terzi … 1500 1 box ricovero … … Riunioni periodiche 15 x 5 x 30 Euro/h _______ 44.570 2012 Dott. Giancarlo Negrello
66 Dott. Giancarlo Negrello
Allegato XV Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS. 2012 Dott. Giancarlo Negrello
67 Dott. Giancarlo Negrello
Il PSC é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta. 2012 Dott. Giancarlo Negrello
68 Dott. Giancarlo Negrello
Planimetria: B A Deposito 2012 Dott. Giancarlo Negrello
69 Dott. Giancarlo Negrello
Contenuti minimi del PSC in riferimento: all'area di cantiere; all'organizzazione del cantiere; alle lavorazioni. 2012 Dott. Giancarlo Negrello
70 Dott. Giancarlo Negrello
In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato XV.2, in relazione: a) alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee; …. 2012 Dott. Giancarlo Negrello
71 Dott. Giancarlo Negrello
Area di cantiere Durante l’approvvigionamento del materiale i camion stazionando all’ingresso del cantiere. Questo espone i passanti a rischio durante la movimentazione dei materiali. 2012 Dott. Giancarlo Negrello
72 Dott. Giancarlo Negrello
WHO	il capocantiere WHAT	si posizionerà nelle vicinanze del camion WHERE	all’esterno del cantiere WHY	per controllare che passanti non si avvicinino all’area operativa WHEN	per tutta la durata delle operazioni COSTI DELLA SICUREZZA 2012 Dott. Giancarlo Negrello
73 Dott. Giancarlo Negrello
In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi dei seguenti elementi: a) le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; b) i servizi igienico-assistenziali; l) la dislocazione delle zone di carico e scarico; … 2012 Dott. Giancarlo Negrello
74 Dott. Giancarlo Negrello
Recinzione Stante la vicinanza con un’area pubblica a adibita a parco dovrà essere eretta una recinzione alta non meno di due metri e dalla parte verso il parco è prevista una recinzione con tavole di legno. 2012 Dott. Giancarlo Negrello
75 Dott. Giancarlo Negrello
WHO	L’impresa principale WHAT	installerà una recinzione del tipo di plastica attorno al cantiere e di legno verso il parco WHERE	attorno all’area di cantiere WHY	ad evitare intrusioni anche volontarie da parte di esterni WHEN	prima dell’inizio delle prime fasi lavorative COSTI DELLA SICUREZZA 2,000 € + 1,000 € 2012 Dott. Giancarlo Negrello
76 Dott. Giancarlo Negrello
In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, connessi in particolare ai seguenti elementi: a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere… 2012 Dott. Giancarlo Negrello
77 Dott. Giancarlo Negrello
Circolazione Stante l’operatività svolta lungo l’autostrada il rischio di essere travolti dai mezzi in transito è altissimo. Si dovrà svolgere l’operazione nelle ore serali (dalle in poi) e con un mezzo tale la cui larghezza consenta di uscire dalla parte sinistra rimanendo dentro alla corsia di emergenza. 2012 Dott. Giancarlo Negrello
78 Dott. Giancarlo Negrello
WHO	L’impresa addetta alla sistemazione della segnaletica provvisoria di cantiere WHAT	opererà con furgone a carreggiata stretta WHERE	all’interno della corsia di emergenza WHY	l’operatore dovrà scendere esclusivamente a sinistra. WHEN	verso le di sera in poi COSTI DELLA SICUREZZA 2,000 € ammortamento mezzo speciale 2012 Dott. Giancarlo Negrello
79 Dott. Giancarlo Negrello
Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento 2012 Dott. Giancarlo Negrello
80 Dott. Giancarlo Negrello
Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. 2012 Dott. Giancarlo Negrello
81 Dott. Giancarlo Negrello
Interruzione delle lavorazioni di demolizione Durante la demolizione dei solai, le travi di legno dovranno essere trasportate verso il lato nord del cantiere allo scopo di riutilizzarle. Tale operazione dovrà essere condotta con le operazioni di demolizione interrotte. 2012 Dott. Giancarlo Negrello
82 Dott. Giancarlo Negrello
WHO	L’impresa di demolizione WHAT	Dovrà interrompere le operazioni di demolizione WHERE	in tutta l’opera WHY	per evitare che durante lo spostamento delle travi accidentalmente non cadano addosso ai lavoratori materiali. WHEN	non appena il preposto dell’impresa alfa comunica l’inizio delle operazioni COSTI DELLA SICUREZZA 1,000 € 2012 Dott. Giancarlo Negrello
83 Dott. Giancarlo Negrello
In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi. 2012 Dott. Giancarlo Negrello
84 Dott. Giancarlo Negrello
Allontanamento delle travi di legno Dopo la demolizione dei solai, le travi di legno dovranno essere trasportate verso il lato nord del cantiere allo scopo di riutilizzarle. Tale operazione dovrà essere condotta con i muri perimetrali messi in sicurezza. Le due operazioni non dovranno essere eseguite contemporanemante. 2012 Dott. Giancarlo Negrello
85 Dott. Giancarlo Negrello
WHO	L’impresa principale WHAT	Dovrà puntellare adeguatamente con elementi di legno i muri perimetrali WHERE	lato destro verso il deposito WHY	per evitare che durante lo spostamento delle travi accidentalmente non cada addosso ai lavoratori la struttura in piedi. WHEN	appena terminata la demolizione dei solai interni e prima di spostare le travi di legno COSTI DELLA SICUREZZA 1,000 € 2012 Dott. Giancarlo Negrello
86 Dott. Giancarlo Negrello
Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario. 2012 Dott. Giancarlo Negrello
87 Dott. Giancarlo Negrello
Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi. 2012 Dott. Giancarlo Negrello
88 Dott. Giancarlo Negrello
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al punto ed al punto e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica. 2012 Dott. Giancarlo Negrello
89 Dott. Giancarlo Negrello
Montaggio dei pannelli e delle travi prefabbricate: I rischi di questa fase di lavoro sono: Ribaltamento dell’autogrù; Caduta dall’alto di operatori Caduta dei carichi sollevati; Il rischio maggiore è certamente quello legato alle cadute dall’alto del personale addetto al ontaggio. 2012 Dott. Giancarlo Negrello
90 Dott. Giancarlo Negrello
Ribaltamento dell’autogrù 2012 Dott. Giancarlo Negrello
91 Dott. Giancarlo Negrello
Ribaltamento autogrù - scelte progettuali: Non si sono potute fare scelte progettuali specifiche per ridurre tale rischio. COSTI DELLA SICUREZZA 2012 Dott. Giancarlo Negrello
92 Dott. Giancarlo Negrello
Ribaltamento autogrù - procedure : Prima dell’inizio delle operazioni la ditta che fornirà la gru con operatore dovrà dimostrare: la verifica regolare dell’apparecchio da meno di un anno da ente pubblico o da tecnico abilitato; l’avvenuto addestramento dell’operatore da parte di personale specializzato con corso teorico-pratico; l’avvenuta acquisizione del PSC, l’analisi e la conseguente redazione di apposito POS; l’avvenuta riunione di coordinamento; COSTI DELLA SICUREZZA Aggiornamento operatore: 300 Euro Redazione del POS: 400 Euro 2012 Dott. Giancarlo Negrello
93 Dott. Giancarlo Negrello
Ribaltamento autogrù - procedure: Ad ogni posizionamento dell’autogrù il capocantiere dell’impresa principale verificherà la stabilità del mezzo insieme all’operatore. L’esito verrà riportato su apposito modulo insieme alla firma del capocantiere. COSTI DELLA SICUREZZA Costo capocantiere: 350 euro 2012 Dott. Giancarlo Negrello
94 Dott. Giancarlo Negrello
Ribaltamento autogrù - scelte organizzative: E’ previsto il nolo con operatore dell’autogrù necessaria alle operazioni di movimentazione dei carichi. COSTI DELLA SICUREZZA 2012 Dott. Giancarlo Negrello
95 Dott. Giancarlo Negrello
Ribaltamento autogrù - le misure preventive e protettive: nessuna COSTI DELLA SICUREZZA 2012 Dott. Giancarlo Negrello
96 Dott. Giancarlo Negrello
Ribaltamento autogrù - misure di coordinamento: nessuna COSTI DELLA SICUREZZA 2012 Dott. Giancarlo Negrello
97 Dott. Giancarlo Negrello
Caduta dall’alto di operatori 2012 Dott. Giancarlo Negrello
98 Dott. Giancarlo Negrello
Caduta dall’alto di operatori - scelte progettuali: Le scelte progettuali sono andate nella direzione di prendere una struttura che non richiede personale operante in quota per il montaggio delle travi potendo lavorare esclusivamente all’interno di piattaforme. La ditta produttrice ha fornito all’equipe di progettazione un dettagliato piano redatto ai sensi della circolare 13 del 1982. COSTI DELLA SICUREZZA 2012 Dott. Giancarlo Negrello
99 Dott. Giancarlo Negrello
Caduta dall’alto di operatori - scelte organizzative: Non vi sono particolari scelte organizzative. Nel POS dell’impresa dovranno essere dettagliate le modalità di operazione e le caratteristiche delle squadre di lavoro. COSTI DELLA SICUREZZA 2012 Dott. Giancarlo Negrello
100 Dott. Giancarlo Negrello
Caduta dall’alto di operatori - le procedure : Il fissaggio degli elementi in quota avverrà ESCLUSIVAMENTE con l’uso di due piattaforme aeree. E’ escluso qualsiasi uso di scale per lavoro in quota. Non è previsto secondo l’analisi fatta a livello progettuale la necessità di utilizzare sistemi anticaduta con fune di trattenuta. Eventualmente la ditta fornitrice del manufatto ha utilizzato il sistema YYYYYY e si dovranno utilizzare le relative torrette. 2012 Dott. Giancarlo Negrello
101 Dott. Giancarlo Negrello
Caduta dall’alto di operatori - le procedure: Gli operatori sbarcheranno dalle ceste alla copertura già agganciando preventivamente uno dei due cordini di cui deve essere dotata ciascuna imbracatura. Si potranno utilizzare i ganci di sospensione dei manufatti a patto che la ditta fornisca una relazione di calcolo. Poi ciascun operatore procederà agganciando un cordino all’ultimo tegolo posato e solo dopo sganciare il secondo dal tegolo precedente. COSTI DELLA SICUREZZA 2012 Dott. Giancarlo Negrello
102 Dott. Giancarlo Negrello
Caduta dall’alto di operatori - le misure preventive e protettive: Tutti gli operatori dovranno essere dotati di imbracatura di sicurezza. Tutti gli operatori dovranno dimostrare di essere stati addestrati nell’uso delle imbracature di sicurezza. Tutti gli operatori in torretta dovranno agganciarsi all’apposito occhiello. COSTI DELLA SICUREZZA Cinture di sicurezza: 3 x 75 Euro = 225 euro Addestramento: 3 x 2 x 30 Euro/h = 180 Euro 2012 Dott. Giancarlo Negrello
103 Dott. Giancarlo Negrello
Caduta dall’alto di operatori - misure di coordinamento: nessuna COSTI DELLA SICUREZZA 2012 Dott. Giancarlo Negrello
104 Sanzioni e responsabilità
Il legislatore, come la giurisprudenza, ha precisato che una redazione insufficiente di un piano equivale a non averlo fatto. Certo è che dipende da caso per caso. Mancata redazione Redazione insufficiente Redazione scarsa Redazione sufficiente CONTROLLO SANZIONABILITA’ IN CASO DI ANALISI RESPONSABILITA’ IN CASO DI INFORTUNIO 2012 Dott. Giancarlo Negrello
105 Dott. Giancarlo Negrello
Redazione del PSC Chi dovrebbe redigere il PSC Il coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione con il progettista nella fasi di progettazione. Uno stretto collaboratore del C.S.P. che partecipi agli incontri con il progettista e che sia in possesso di tutta la documentazione di progetto. Chi non dovrebbe redigere il PSC Il software L’impresa che sa che si aggiudicherà i lavori. Il coordinatore che non ha mai partecipato ad incontri con il progettista. Il coordinatore che non conosce l’opera. Il coordinatore che ha una sola notte a disposizione 2012 Dott. Giancarlo Negrello
106 Aspetti generici del PSC
Il PSC deve essere un progetto basato soprattutto su regole di coordinamento piuttosto che su indicazioni strettamente tecniche. Il PSC deve contenere clausole contrattuali che precisino bene ruoli e doveri delle varie imprese. É buona la formula basata sul: chi deve fare, che cosa e quando. (es. Deve essere fatta la recinzione non va bene perché mancano due degli elementi di cui sopra). Il PSC deve essere sintetico e non riportare a fantasia tutto ciò che si potrebbe trovare in cantiere (Es. non serve la parte del disinnesco delle bombe se on ne sono state ancora trovate). 2012 Dott. Giancarlo Negrello
107 Aspetti generici del PSC
Il PSC deve essere aggiornato frequentemente dal CSE. Il PSC è bene che contenga chiare indicazioni per i sub appalti cosicché si possa imporre il POS agli artigiani, la necessità di autorizzazione del sub appalti, la presenza costante di un preposto per ciascuna impresa, la presenza di un capocantiere fisso per tutta la durata del cantiere, ecc.. 2012 Dott. Giancarlo Negrello
108 Dott. Giancarlo Negrello
Impr. Esecutrice Impr. Affidataria Coordinatore Es. Verifica POS OK NO Elaborazione SI Inizio lavori P.O.S. Impr. Esecutrice RLS Messa a disp. POS Elaborazione almeno 15 giorni Inizio lavori P.S.C. Acquis. POS e PSC 2012 Dott. Giancarlo Negrello
109 Dott. Giancarlo Negrello
Comm. o R.Lav. Impr. Affidataria Impr. Esec. L.A. Coordinatore Es. Invio/ Messa disp. PSC Valutano il PSC Scelta impresa affidataria Offerta Consegna PSC Lettura PSC SI POS OK NO Stesura POS NO POS OK SI Inizio lavori Entro 15 gg 2012 Dott. Giancarlo Negrello
Scaricare ppt "Piani di Sicurezza e Coordinamento"

References: Art.5
 Art. 9
 Art.6
 Art.6

Art.12

Art.12
 Art. 12
 Art. 2
 Art. 2

Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art.3
 Art.3