Source: http://docplayer.cz/4638218-Prirucka-pro-prijemce-financni-podpory-z-operacniho-programu-vzdelavani-pro-konkurenceschopnost.html
Timestamp: 2018-10-18 06:08:11+00:00

Document:
1 Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 5 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI:
3 Obsah: ÚVOD 8 1. PROCES OD ROZHODNUTÍ O PŘIDĚLENÍ FINANČNÍ PODPORY PO UZAVŘENÍ SMLUVNÍHO ZÁVAZKU Poskytnutí finanční podpory žadateli Formy přidělení finančních prostředků Vyrozumění o schválení žádosti o finanční podporu z OP VK Doklady potřebné ke smluvnímu zajištění přidělení podpory (zajištění právního aktu) Přidělení finanční podpory PROCESY A PRAVIDLA REALIZACE PROJEKTU Doba realizace projektu Zahájení projektu Ukončení realizace projektu Délka trvání projektů Ukončení projektu v jiném režimu Ukončení projektu příjemcem Neoprávněné předčasné ukončení realizace projektu Pozastavení podpory z OP VK Řízení o odnětí podpory Harmonogram projektu Námitky a jejich řešení Autorská práva k produktům vytvořeným v rámci realizace projektu PRAVIDLA PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ Změny projektu a doplnění projektu Nepodstatné změny projektu Podstatné změny projektu TYPY PARTNERSTVÍ PŘI REALIZACI PROJEKTU A VZÁJEMNÉ VZTAHY PŘÍJEMCE DOTACE A PARTNERA Principy a podmínky partnerství Principy partnerství Podmínky partnerství Typy partnerství Partner s finančním příspěvkem Úhrady vynaložených způsobilých výdajů mezi příjemcem a partnerem s finančním Povinnosti příjemce při partnerství 27 3
4 4.4 Spolupráce partnerů při realizaci projektu Odstoupení partnera v průběhu realizace projektu PROCESY A PRAVIDLA FINANČNÍHO ŘÍZENÍ Samostatný účet projektu Rozpočet projektu Způsobilé výdaje Definice způsobilých výdajů Způsobilé výdaje projektu dle kapitol rozpočtu Kapitola rozpočtu 1 Osobní výdaje související s realizací projektu Kapitola rozpočtu 2 Cestovní náhrady související s realizací projektu Kapitola rozpočtu 3 Zařízení související s realizací projektu Kapitola rozpočtu 4 Místní kancelář Kapitola rozpočtu 5 Nákup služeb souvisejících s realizací projektu Kapitola rozpočtu 6 Stavební úpravy související s realizací projektu Kapitola rozpočtu 7 Přímá podpora Kapitola rozpočtu 8 Náklady vyplývající přímo ze Smlouvy/Opatření/ Rozhodnutí Nepřímé náklady Nezpůsobilé výdaje Změny rozpočtu Nepodstatné změny rozpočtu Přesun prostředků mezi položkami uvnitř jednotlivých kapitol rozpočtu Přesun finančních prostředků mezi jednotlivými kapitolami Vytvoření nové položky nebo zrušení položky rozpočtu Omezení v provádění nepodstatných změn Podstatné změny rozpočtu Přesun finančních prostředků mezi jednotlivými položkami a kapitolami v rámci podstatných změn Účetnictví a dokladování Druhy účetních dokladů a jejich náležitosti Faktury Zálohové faktury Interní doklady Zahrnování odpisů do způsobilých výdajů Poskytování záloh partnerům Pokladna Evidence a prokazování uskutečněného výdaje Daň z přidané hodnoty Příjmy projektu Úhrada výdajů projektu poskytovatelem podpory příjemci Financování ex-ante 80 4
5 Financování ex-post Prokazování soukromého spolufinancování způsobilých výdajů projektu Finanční vypořádání podpory VEŘEJNÁ PODPORA A PODPORA DE MINIMIS Veřejná podpora Veřejná podpora v OP VK Obecné nařízení o blokových výjimkách v rámci OP VK Kategorie podpory na vzdělávání Kategorie podpory na služby ve prospěch malých a středních podniků (MSP) a jejich účast na veletrzích Podpora de minimis Podpora podle Českého přechodného rámce POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PŘI POŘIZOVÁNÍ ZBOŽÍ, SLUŽEB ČI STAVEBNÍCH PRACÍ Z PROSTŘEDKŮ FINANČNÍ PODPORY OP VK Základní ustanovení pro zadávání zakázek Obecné zásady Smlouvy o fungování EU při zadávání zakázek Základní vymezení postupů zadávání zakázek při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK Příjemci, kteří jsou zadavateli veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Příjemci, kteří nejsou zadavateli veřejných zakázek podle zákona č.137/2006 Sb Závazné postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zakázka Stanovení předpokládané hodnoty zakázky Dělení předmětu zakázky Forma zahájení výběrového řízení Lhůta pro podání nabídek Způsob hodnocení nabídek, výběr nejvhodnější nabídky Smlouva s dodavatelem Výjimky v postupech při výběru dodavatele Postupy zadavatele v nestandardních případech Opce a Rámcová smlouva Poskytování informací všem účastníkům řízení Zrušení výběrového řízení Specifikace závazných postupů podle stanovené předpokládané hodnoty zakázky pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahující na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Kontrola dodržování obecných zásad vyplývajících ze Smlouvy o ES 117 5
6 8. PRAVIDLA MONITOROVÁNÍ REALIZACE PROJEKTU A ZPRACOVÁNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV Monitorování projektu a monitorovací zprávy Průběžné a závěrečné monitorovací zprávy Průběžná monitorovací zpráva Mimořádná průběžná monitorovací zpráva Závěrečná monitorovací zpráva Monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu Žádost o platbu Monitorovací indikátory KONTROLY, AUDIT A AUDITORSKÁ ZPRÁVA Kontroly projektu Formy kontrol Administrativní kontroly projektu Kontroly na místě (kontrola fyzické realizace projektů) Metodická dohlídka Nesrovnalosti při realizaci projektu Sankce Audit projektu a auditorská zpráva VZTAHY A POVINNOSTI PŘÍJEMCE VŮČI CÍLOVÝM SKUPINÁM, RESP. OSOBÁM Z CÍLOVÝCH SKUPIN Vztahy a povinnosti příjemce vůči cílovým skupinám projektu Postupy při oslovování cílových skupin a při komunikaci s cílovými skupinami Účely evidence osob z cílových skupin Ochrana osobních údajů PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Volba propagačních nástrojů, reportování a kontrola publicity Nástroje propagačních aktivit Pravidla povinné publicity ARCHIVACE DOKLADŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K PROJEKTU V LISTINNÉ I ELEKTRONICKÉ PODOBĚ U PŘÍJEMCE I U PARTNERA 140 6
7 12.1 Obecná pravidla archivace dokumentů a dokladů vztahujících se k projektu Výčet dokumentů a výstupů projektu, které podléhají archivaci Pravidla archivace Elektronická archivace Archivace při zániku příjemce dotace PŘÍLOHY Seznam zkratek Definice pojmů Přehled základních pravidel, postupů a minimálních požadavků při zadávacím/výběrovém řízení Vzory právních aktů pro poskytnutí dotace 151 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE S NEPŘÍMÝMI NÁKLADY Č Manuál vizuální identity OP VK 178 7
8 Úvod Tato Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen Příručka pro příjemce) je určena všem, kteří budou realizovat Individuální projekty (zejména Individuální projekty ostatní IPo) 1 a Grantové projekty (GP) podporované Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK Příručka pro příjemce navazuje na Příručku pro žadatele o finanční podporu z OP VK a v některých pasážích ji přímo doplňuje). Je proto důležité, aby se s ní seznámili již i žadatelé o finanční podporu při psaní projektových žádostí. Tato příručka není určena pro Individuální projekty ostatní aplikující způsob zjednodušeného vykazování výdajů unit costs/lump sums oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách a 1.5. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Pro tyto projekty je zpracována samostatná příručka. Hlavní pravidla a postupy závazné pro příjemce i jejich případné partnery v procesu realizace projektu a v procesu čerpání finanční podpory jsou uvedeny v právním aktu, který s příjemcem uzavírá poskytovatel dotace po jejím schválení. S těmito podmínkami se příjemci podpory musejí seznámit ještě před započetím realizace projektu. Účelem této příručky je navázat na tento první krok a vyložit či popsat pravidla čerpání finančních prostředků pro Individuální a Grantové projekty realizované v rámci OP VK, počínaje jejich schválením přes realizaci projektových aktivit až po uzavření projektů, a to ve větší šíři, než je tomu v právním aktu. Příručka pro příjemce má také sloužit jako vodítko v případě, že by výklad a obsah některých termínů v právním aktu nebyl pro příjemce zcela zřejmý. Podmínkami uvedenými v právním aktu a postupy, které jsou obsahem Příručky pro příjemce, jsou povinni se řídit všichni realizátoři projektů tj. příjemci finanční podpory z OP VK, ale také jejich partneři. Proto je důležité, aby s těmito dokumenty byli skutečně dobře obeznámeni a při realizaci projektu z nich vždy vycházeli. Příjemce se musí řídit též dalšími pravidly, uvedenými v Metodických dopisech OP VK (viz Příručka stanovuje a vysvětluje pravidla, která se týkají realizace projektu z hlediska příjemce, který ručí za úspěšnou realizaci projektu, za hospodárné nakládání s finančními prostředky a za dosažení plánovaných výstupů a výsledků projektu. Zároveň je povinností příjemce úspěšný postup realizace projektu dokladovat poskytovateli dotace formou, kterou tento poskytovatel dotace požaduje. V případě nesrovnalostí a problémů, které by vyplynuly z nedodržování těchto závazných pravidel a postupů, je poskytovatel dotace oprávněn vůči příjemci uplatnit patřičné postupy a sankce. Cílem Příručky pro příjemce je, aby k takovým problémům na straně příjemce nedocházelo, a proto kromě hlavních pravidel a postupů upozorňuje také na některá úskalí, případně potenciální rizika, se kterými by se příjemci mohli při realizaci projektů setkat, a uvádí také postupy, jak se s těmito úskalími vypořádat. Příručka pro příjemce je rozdělena do několika okruhů, ve kterých jsou zpracována pravidla a podmínky, týkající se toho kterého okruhu uzavírání smluvního vztahu s poskytovatelem 1 Individuální projekty národní (IPn) V případě IPn jsou některé podmínky realizace projektů ošetřeny zvláštními metodickými pokyny (Příručka pro žadatele a příjemce IPn). 8
9 podpory, procesy a pravidla realizace projektu, projektového řízení, finančního řízení (včetně problematiky veřejné podpory a podpory de minimis), dále pravidla a postupy, které musí příjemce dodržovat při výběru dodavatelů, vztahy s partnery a práce s cílovými skupinami, povinnosti vztahující se k monitorování realizace a udržitelnosti projektu a povinné archivaci projektové dokumentace a v neposlední řadě také pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit. V souvislosti s výše zmíněnými okruhy Příručka pro příjemce také zmiňuje práva poskytovatele dotace monitorování a realizace kontrol projektů, případně uvalení sankcí při zjištění nedostatků a nesrovnalostí při realizaci projektu na straně příjemce. Není bohužel v možnostech této Příručky pro příjemce, aby podchytila veškeré aspekty realizace projektů, které budou vzhledem k možnostem daným OP VK často velmi rozdílné, soustřeďuje se tedy především na obecná pravidla a podmínky, která musí každý příjemce naplňovat za všech okolností. V případě specifických potřeb nebo pravidel, které tato Příručka nezmiňuje, lze vždy jen doporučit, aby se příjemce obrátil na poskytovatele dotace s konkrétním dotazem, týkajícím se jeho projektu. Seznam relevantních kontaktů pro OP VK je dostupný na webu MŠMT 9
10 1.Proces od rozhodnutí o přidělení finanční podpory po uzavření smluvního závazku 1.1 Poskytnutí finanční podpory žadateli Přidělování finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost se řídí podmínkami OP VK a dále vychází z Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze SF, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období , z Pravidel způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období a ze Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období Žadatel 2 se s některými základními podmínkami platnými pro přidělování finanční podpory seznamuje již v procesu přípravy a předložení projektové žádosti. V případě schválení projektu k financování je důležité, aby se úspěšný žadatel (a tedy budoucí příjemce dotace) podrobně seznámil s dalšími dokumenty, které obsahují podmínky a pravidla, jimiž se bude muset při realizaci projektu řídit. Jedná se o dokumenty: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost; Prováděcí dokument OP VK; a zejména tato Příručka pro příjemce. Tyto dokumenty jsou pro příjemce závazné a jsou volně přístupné na webových stránkách Řídícího orgánu OP VK, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (ŘO) případně na webových stránkách jednotlivých Zprostředkujících subjektů krajů (ZS). Některé z těchto dokumentů mohou být průběžně aktualizovány. Aktualizace budou zveřejňovány na webových stránkách ŘO a ZS. V případě potřeby aktuálního řešení konkrétní záležitosti uvedené v Příručce pro příjemce může být vydán Metodický dopis, který tuto záležitost podrobně rozpracovává. Metodické dopisy budou zveřejňovány na webových stránkách ŘO nebo ZS. Závazná je vždy ta verze jmenovaných dokumentů, která je uvedena v právním aktu o poskytnutí podpory. Současně se příjemce dotace ještě před zahájením realizace projektu musí seznámit se zněním právního aktu, uzavíraného mezi poskytovatelem podpory a příjemcem, který obsahuje hlavní podmínky přidělení finanční podpory a hlavní povinnosti příjemce. Kromě výše uvedených dokumentů je příjemce povinen řídit se při realizaci projektů také platnou legislativou České republiky. 2 Termín žadatel je zde užíván pro subjekt, který předkládal žádost poskytovateli dotace. Tímto termínem je subjekt označován v průběhu zpracování projektové žádosti, jejího předložení poskytovateli dotace a následně v průběhu schvalování žádosti a uzavírání právního aktu s poskytovatelem dotace. V okamžiku uzavření právního aktu se žadatel stává příjemcem. 10
11 1.2 Formy přidělení finančních prostředků Finanční podpora bude příjemci poskytnuta v návaznosti na schválení předložené žádosti o dotaci a na základě uzavření právního aktu mezi poskytovatelem podpory a příjemcem. Poskytovatelem podpory je buď MŠMT, nebo v případě grantových projektů určený zprostředkující subjekt. Jednotlivé typy právních aktů upravují vztahy mezi poskytovatelem dotace (ŘO/ZS) a příjemcem. Právní akty jsou zpracovány na základě metodik pro provádění OP VK, nařízení ES a platné legislativy ČR. Na základě výsledků hodnocení projektových žádostí a jejich schválení k financování vypracovává Řídící orgán OP VK návrh Rozhodnutí o poskytnutí dotace/opatření Vrchního ředitele (v případě Individuálních projektů) nebo v případě Grantových projektů Zprostředkující subjekt připraví Smlouvu o realizaci grantového projektu v rámci OP VK (pro účely této Příručky pro příjemce je v některých případech používán termín právní akt namísto vyjmenování jednotlivých typů těchto právních aktů). Žadateli, jehož projekt bude schválen, budou finanční prostředky podpory poskytnuty na základě těchto právních aktů, vždy v závislosti na typu projektu, který byl schválen. Všechny typy právních aktů musejí obsahovat označení příjemce dotace (včetně uvedení statutárních orgánů/zástupců), účel, na který je podpora poskytována, výši poskytnuté podpory, způsob poskytování prostředků na projekt, závaznou dobu realizace podpořeného projektu, povinnosti příjemce dotace, podmínky pro užití dotace a sankce za neplnění podmínek právních aktů. 1.3 Vyrozumění o schválení žádosti o finanční podporu z OP VK Řídící orgán nebo Zprostředkující subjekt zveřejní, po ukončení procesu schvalování projektových žádostí v každé výzvě a sestavení definitivního seznamu podpořených žádostí, tento seznam na svých webových stránkách. Seznam podpořených projektů slouží pouze jako předběžná informace pro úspěšné žadatele. O schválení přidělení dotace je následně žadatel vyrozuměn formou Vyrozumění o schválení žádosti o finanční podporu z OP VK. Toto Vyrozumění je žadateli (resp. statutárnímu zástupci uvedenému v žádosti o finanční podporu) zasláno v písemné formě zpravidla do dnů od schválení projektů Usnesením Zastupitelstva kraje/ Řídícím orgánem (zastoupeným odborem CERA). Vyrozumění obsahuje např. následující údaje: informaci o schválení projektu pro financování s uvedením registračního čísla projektu a čísla jednacího; výši částky schválené podpory, která bude projektu přidělena (může být nižší než rozpočet uvedený v žádosti); informaci o změnách v projektu požadovaných výběrovou komisí (případná změna rozpočtu krácení, úprava indikátorů a věcných aktivit); výzvu k založení samostatného účtu projektu (pokud je požadován); seznam a vzory doplňujících podkladů pro uzavření právního aktu o poskytnutí podpory (včetně lhůty pro jejich dodání); 11
12 informace týkající se zahájení a ukončení projektu a způsobilosti výdajů; návrh Rozhodnutí o poskytnutí dotace/opatření Vrchního ředitele nebo Smlouvy o realizaci grantového projektu (případně s požadavkem na doplnění relevantních údajů identifikační údaje, zastupující osoba, adresa, klíčové aktivity, číslo účtu projektu). 1.4 Doklady potřebné ke smluvnímu zajištění přidělení podpory (zajištění právního aktu) Úspěšní žadatelé musejí před podepsáním odpovídajících právních aktů zaslat poskytovateli dotace všechny požadované doklady 3, které poskytovatel dotace uvedl ve Vyrozumění o schválení žádosti o finanční podporu z OP VK. Tyto dokumenty musejí žadatelé odeslat ve lhůtě stanovené poskytovatelem, jinak se vystavují možnosti, že finanční podpora bude poskytnuta dalšímu projektu v pořadí, vybranému ze Zásobníku projektů. Seznam podkladů potřebných pro přípravu a uzavření právního aktu může být konkretizován a uveden již ve výzvě k předkládání žádostí. Následně je tento seznam upřesněn i ve Vyrozuměních, ke kterým jsou zpravidla přikládány i vzory či závazné formuláře těchto dokumentů. K požadovaným dokumentům patří: Grantový projekt/ individuální projekt: a) Čestné prohlášení nebo potvrzení o bezdlužnosti vůči orgánům státní správy a samosprávy a zdravotním pojišťovnám poskytovatel podpory může místo čestného prohlášení požadovat potvrzení o bezdlužnosti. Takovým potvrzením je potom potvrzení Finančního úřadu, Správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven o vypořádání závazků žadatele (u zdravotních pojišťoven se jedná o všechny zdravotní pojišťovny, u kterých dříve byl a nyní je žadatel evidován jako plátce zdravotního pojištění apod.) aktualizované po dni doručení Vyrozumění o schválení žádosti o finanční podporu z OP VK. Požadovaná varianta dokladu bude stanovena na základě posouzení právní formy příjemce a bude konkretizována v textu Vyrozumění. o tom, že na schválený projekt či na identické výstupy nebo aktivity žadatel nečerpá jiné veřejné prostředky. b) Smlouva o partnerství v případě, že je relevantní, smlouva musí být podepsána nejpozději současně s uzavřením právního aktu, pokud poskytovatel dotace nestanoví jinak. 3 V případě individuálních projektů zasílá žadatel tyto podklady v zalepené obálce s uvedením č.j. Vyrozumění a poznámkou NEOTEVÍRAT na přední straně obálky doporučeně na odbor CERA (MŠMT). Alternativně je možno doručit podklady osobně do podatelny MŠMT. V případě grantových projektů upravuje podmínky dodání poskytovatel. 12
13 Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, musí v případě finančního partnerství respektovat požadavky stanovené v 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba zřizovaná státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, předkládá se v kopii také doložka osvědčující souhlas zřizovatele s tím, aby právnická osoba smlouvu o partnerství uzavřela. c) Prohlášení o velikosti podniku je-li relevantní. d) Prohlášení o závažných formálních změnách, které nastaly od doby podání žádosti (změnový list), je-li relevantní. Může se jednat např. o změny: 1) v identifikaci projektu: v právní formě žadatele; ve statutárních zástupcích; v sídle žadatele apod.; změně žadatele v plátce DPH apod. 2) ve vlastním projektu, které vyplývají z rozhodnutí výběrové komise/grémia (nejedná se o změny, které žadatel iniciuje sám) např.: úprava rozpočtu projektu včetně popisu zásadních změn projektu způsobených zkrácením rozpočtu v případě, že výběrová komise podmínila doporučení projektu k financování úpravou (krácením) rozpočetu projektu. úprava rozpočtu projektu v návaznosti na požadavek poskytovatele dotace ohledně upřesnění jednotlivých položek/podpoložek rozpočtu či jejich uvedení do souladu s aktuálními pravidly OP VK (např. dodržení limitů jednotlivých kapitol rozpočtu). 3) změny ve vlastním projektu mající charakter podstatných či nepodstatných změn: Tyto změny mohou být tzv. vynucené tj. způsobené okolnostmi, které nemohl žadatel ovlivnit, např. časovou prodlevou mezi podáním žádosti a zahájením realizace projektu, nebo v odůvodněných případech i iniciované žadatelem. Žadatel používá v případě změny mající charakter podstatných změn stejný formulář jako pro Žádost o podstatnou změnu projektu a musí dodržet obdobný postup (viz kap ). e) Doklad o zřízení samostatného bankovního účtu/podúčtu projektu 4 formulář finanční identifikace potvrzený bankou 5, tj. informace o samostatném bankovním účtu nebo podúčtu určeném pro finanční operace spojené se schváleným projektem. Toto potvrzení musí být aktuální, tj. vydané bankou po datu zaslání vyrozumění o schválení finanční podpory ze strany poskytovatele finanční podpory. f) Doklad o účtu zřizovatele (je-li relevantní) 6. 4 Neplatí pro IPn. 5 Je akceptován i jiný dokument vydaný bankou, obsahující všechny relevantní informace. 6 Není třeba, pokud zřizovatel je současně poskytovatelem podpory. 13
14 Veškeré dokumenty musejí být přikládány ve formě originálu nebo ověřené kopie, nestanovíli poskytovatel jinak. Další povinné přílohy mohou být specifikovány ve Vyrozumění. 1.5 Přidělení finanční podpory Po dodání požadovaných dokladů žadatelem poskytovatel podpory zahájí kompletaci a přípravu podkladů pro uzavření Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci OP VK/ Rozhodnutí o poskytnutí dotace/opatření vrchního ředitele. Po ukončení tohoto procesu může být smlouva/rozhodnutí/opatření podepsáno. Smlouva/rozhodnutí/opatření může být příjemci zasláno poštou nebo předáno osobně. Postup pro předání smlouvy/rozhodnutí/opatření komunikuje projektový manažer poskytovatele podpory s kontaktní osobou, uvedenou příjemcem v projektové žádosti, a to buď telefonicky nebo em. Přílohou Smlouvy/rozhodnutí/opatření jsou např.: monitorovací indikátory, schválená žádost o GP/IP, kopie smlouvy o zřízení účtu, předčíslí účtu 7 nebo formulář finanční identifikace, prohlášení o změnách v projektu včetně upraveného rozpočtu, prohlášení příjemce dotace, prohlášení o bezdlužnosti, prohlášení o velikosti podniku, případně doklad o čísle účtu zřizovatele příjemce. Dále může být přílohou Smlouva o partnerství, případně další přílohy. Grantové projekty Po převzetí smlouvy žadatel o dotaci smlouvu v závazné lhůtě (do 5 pracovních dnů) podepíše a předá zpět poskytovateli dotace. Podpisem Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci OP VK oběma smluvními stranami se žadatel stává příjemcem finanční podpory a je povinen řídit se při realizaci projektu závaznými podmínkami uvedenými ve Smlouvě a v Příručce pro příjemce. Pokud v uvedené lhůtě nebo z jiných důvodů smlouvu neuzavře, zříká se tím schválené dotace a finanční podpora bude nabídnuta jinému projektu vybranému ze Zásobníku projektů. Individuální projekty ostatní Vydáním rozhodnutí se žadatel stává příjemcem finanční podpory a je povinen řídit se při realizaci projektu závaznými podmínkami uvedenými v rozhodnutí a v Příručce pro příjemce. Po převzetí rozhodnutí zašle příjemce do 10 pracovních dnů poskytovateli podpory Prohlášení příjemce dotace, které potvrzuje akceptaci daného právního aktu příjemcem.pokud v uvedené lhůtě nebo z jiných důvodů nebude akceptace doručena poskytovateli, zříká se tím příjemce schválené dotace a finanční podpora bude nabídnuta jinému projektu vybranému ze Zásobníku projektů. Pokud v uvedené lhůtě nebo z jiných důvodů nebude akceptace doručena poskytovateli, zříká se tím příjemce schválené dotace a finanční podpora bude nabídnuta jinému projektu vybranému ze Zásobníku projektů. 7 Platí pouze u IPn. 14
15 Individuální projekty národní Vydáním opatření se žadatel stává příjemcem finanční podpory a je povinen řídit se při realizaci projektu závaznými podmínkami uvedenými v rozhodnutí a v Příručce pro příjemce. Po převzetí opatření zašle příjemce do 10 pracovních dnů poskytovateli podpory podepsané Potvrzení přijetí opatření, kterým potvrzuje akceptaci daného právního aktu příjemcem. 2. Procesy a pravidla realizace projektu 2.1 Doba realizace projektu Zahájení projektu Za zahájení realizace Grantového projektu je považováno datum zahájení realizace projektu uvedené ve Smlouvě o realizaci grantového projektu, nejdříve však datum podpisu Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci OP VK. Za zahájení realizace Individuálního projektu je považováno nejdříve datum akceptace Rozhodnutí o poskytnutí dotace/opatření vrchního ředitele, podpisem oprávněné osoby ze strany příjemce formou Prohlášení příjemce dotace/potvrzení přijetí Opatření nebo případně jiného typu právního aktu, není-li ve schváleném projektu uvedeno datum pozdější. K příslušnému dni zahájení realizace projektu vznikají u projektů způsobilé výdaje, pokud není v právním aktu stanoveno jinak. K tomuto dni se zpravidla zahajují činnosti související s realizací aktivit projektu (den, kdy začne realizace aktivit projektu, resp. začne poskytování služeb a začnou vznikat výdaje spojené s projektem). Za způsobilé výdaje se zpravidla považují pouze výdaje projektu vzniklé během realizace projektu, tj. mezi dnem zahájení a dnem ukončení projektu (s výjimkami uvedenými v části Ukončení projektu a s výjimkou výdajů vzniklých v souvislosti se založením a vedením projektového účtu viz kapitola Náklady vyplývající přímo ze Smlouvy/Opatření/ Rozhodnutí, nebo není-li v právním aktu o poskytnutí dotace stanoveno jinak). Pouhé schválení žádosti o finanční podporu není datem začátku způsobilosti výdajů Ukončení realizace projektu Příjemce je povinen ukončit realizaci projektu nejpozději ke dni uvedenému v právním aktu o poskytnutí podpory jako den ukončení projektu. V případě ukončení realizace projektu dříve než ke dni uvedenému v právním aktu a za předpokladu, že jsou ukončeny všechny plánované aktivity projektu, se jedná o nepodstatnou změnu. Změna data ukončení realizace projektu na pozdější je podstatnou změnou projektu a je možná pouze v řádně zdůvodněných případech po schválení této změny poskytovatelem. 15
16 V případě, že dojde ke změně data ukončení projektu (a schválení poskytovatelem podpory v případě podstatné změny), platí pro způsobilost výdajů projektu nově stanovený termín ukončení projektu. Doba od zahájení projektu do ukončení projektu je rozhodnou dobou pro prohlášení výdajů projektu za způsobilé, pokud není v právním aktu výslovně stanoveno jinak. Způsobilými výdaji jsou také takové výdaje, které byly uskutečněny po ukončení projektu, ale jejich věcné plnění souvisí s obdobím, ve kterém se projekt realizoval, a jsou vyúčtovány nejpozději se závěrečnou žádostí o platbu (např. závěrečný audit, mzdy pracovníků projektu za poslední měsíc realizace projektu a případně vyúčtování zálohových faktur viz kap ) Délka trvání projektů Maximální možná délka trvání jednotlivých typů projektů je uvedena v následující tabulce: Grantové projekty realizované v rámci Globálních grantů Individuální projekty (Prioritní osa 1, 3, 4a, 4b) Individuální projekty (Prioritní osa 2) 3 roky stanoveno ve Výzvě 3 roky ŘO doporučuje, aby všechny projekty byly ukončeny nejpozději do z důvodu zajištění dostatečného času na přípravu závěrečné zprávy a dokumentace k uzavření celého programového období. Délka trvání projektů je vždy stanovena v příslušné výzvě. 2.2 Ukončení projektu v jiném režimu Realizace projektů podporovaných v rámci OP VK může být ukončena oproti termínům uvedeným v právních aktech i dříve. Předčasné ukončení realizace projektu zpravidla souvisí s neplněním podmínek právních aktů a sankcemi, které poskytovatel podpory uplatní vůči příjemci. Pokud příjemce nerealizuje projekt v souladu se smluvními podmínkami, vyhrazuje si poskytovatel podpory právo pozastavit platby nebo finanční podporu odejmout. Pokud příjemce neplní podmínky právního aktu, může si poskytovatel podpory vyžádat plné nebo částečné vrácení již vyplacené částky podpory. Výše možné udělené sankce je uvedena v právním aktu o poskytnutí finanční podpory Ukončení projektu příjemcem Příjemce může ve výjimečných případech a pouze ze závažných důvodů podat návrh na předčasné ukončení realizace projektu, a to písemně k rukám poskytovatele podpory formou návrhu změny právního aktu. Součástí návrhu na ukončení projektu musí být podrobné 16
17 zdůvodnění a stanovení lhůty (nejvýše však dvouměsíční) na uzavření aktivit projektu, tj. lhůty pro ukončení realizace projektu. Poskytovatel podpory posoudí návrh včetně zdůvodnění a lhůty a vyjádří se k němu. Dnem uzavření nebo akceptace změnového právního aktu (Dodatek ke Smlouvě o realizaci GP/ Rozhodnutí o změně Rozhodnutí) začíná běžet lhůta pro uzavření aktivit projektu. Pokud příjemce úspěšně naplní účel dotace alespoň z části (tj. úspěšně dokončí alespoň některé klíčové aktivity projektu), budou příjemci v případě akceptace návrhu na předčasné ukončení realizace projektu poskytovatelem a po uzavření příslušného dodatku/úpravy právního aktu proplaceny finanční prostředky za tu část projektu, která již byla provedena v souladu s právním aktem. Nárok příjemce dotace na proplacení prostředků bude posuzován individuálně. Finanční vypořádání již poskytnutých prostředků probíhá v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů, nebo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a s příslušnými prováděcími předpisy. Pokud byl projekt financován v režimu ex-ante, musí příjemce při vyúčtování zálohy, případně poslední průběžné platby, odděleně evidovat výdaje uskutečněné po dni odeslání návrhu na ukončení projektu. K tomuto vyúčtování musí být přiložen komentář odůvodňující uskutečněné výdaje. Vyúčtování těchto výdajů, pokud nebudou řádně zdůvodněny, nemusí být poskytovatelem podpory akceptováno. Poskytnuté zálohy a průběžné platby musejí být řádně vyúčtovány a prostředky nevyužité ve prospěch projektu do jeho ukončení musejí být do 30 pracovních dnů po ukončení projektu vráceny příjemcem na účet poskytovatele podpory uvedený v právním aktu o poskytnutí podpory, pokud poskytovatel nestanoví termín jiný. V případě, že prostředky procházejí přes účet zřizovatele (obec/kraj) se termín prodlužuje o dalších 20 pracovních dnů Neoprávněné předčasné ukončení realizace projektu Neoprávněné předčasné ukončení realizace projektu, např. v případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky pro předčasné ukončení projektu, je považováno za porušení podmínek právního aktu o poskytnutí podpory. Vzniklá situace je vždy posuzována jako nesrovnalost a podezření na porušení rozpočtové kázně a příjemce bude povinen neoprávněně vyplacené finanční prostředky odvést v plné výši a ve lhůtě stanovené poskytovatelem, nebo příslušným finančním úřadem Pozastavení podpory z OP VK Poskytovatel podpory je oprávněn vzniklé podezření na porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů, případně zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nebo podezření na porušení dalších povinností příjemce dotace uvedených v právním aktu o poskytnutí podpory, které nemají charakter porušení rozpočtové kázně, prověřit a: vyzvat příjemce dotace k okamžité nápravě zjištěných nedostatků včetně stanovení lhůty k nápravě; 17
18 preventivně pozastavit platby příjemci podpory Řízení o odnětí podpory V případech porušení pravidel zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů, může být zahájeno řízení o odnětí podpory. Řízení o odnětí podpory může být zahájeno, pokud došlo po poskytnutí podpory: k vázání prostředků státního rozpočtu; ke zjištění, že údaje, na jejichž základě byla finanční podpora poskytnuta, byly neúplné nebo nepravdivé; ke zjištění, že právní akt o poskytnutí dotace byl vydán v rozporu se zákonem nebo právem ES; ke zjištění, že nemůže být splněn řádně nebo včas účel, na který byla dotace poskytnuta, pokud již nedošlo k porušení rozpočtové kázně. 2.3 Harmonogram projektu Příjemce je povinen realizovat projekt v souladu se schváleným harmonogramem projektu, který je součástí právního aktu. K zajištění bezproblémové a plynulé realizace projektu podle plánovaného harmonogramu slouží nástroje pro řízení projektu, a to zejména nástroje, které zajišťují efektivní komunikaci mezi příjemcem a jeho partnery. V případě, že během realizace projektu dochází ke změnám vůči původně plánovanému harmonogramu, zejména např. k prodlevám v realizaci jednotlivých aktivit, které však nemají vliv na dosažení cílů a naplnění monitorovacích indikátorů projektu (např. prodloužení realizace klíčové aktivity projektu, v rámci které mělo být uskutečněno a dokončeno zadávací řízení, z důvodu námitkového řízení s neúspěšným předkladatelem nabídky), jsou takové změny, které se uskuteční v mezích schváleného harmonogramu (tedy mezi dnem zahájení a ukončení projektu podle právního aktu), považovány za změny nepodstatné. Pokud by taková změna měla vliv na prodloužení doby realizace celého projektu, jedná se o podstatnou změnu projektu a příjemce dotace je povinen při realizaci takové změny postupovat podle podmínek uvedených dále v této Příručce pro příjemce. V rámci harmonogramu projektu a jeho případných změn není možné zrušit aktivity nebo zavádět nové, které nebyly součástí harmonogramu v původně schváleném projektu, pokud poskytovatel podpory nestanoví jinak. Při změně délky trvání projektu a data jeho ukončení není možné přesáhnout maximální povolenou délku trvání projektů podle typu (viz část Délka trvání projektů). 18
19 2.4 Námitky a jejich řešení Námitku je možno podat proti postupu ŘO nebo ZS, který nastal v procesu administrace žádosti nebo schváleného projektu, a to do 15 pracovních dnů od okamžiku, kdy se dotčená osoba o tomto postupu prokazatelně dozvěděla písemným vyrozuměním. Obecně platí, že příjemci řeší své námitky (stížnosti) s poskytovatelem a námitku/stížnost je tedy třeba v prvé instanci adresovat poskytovateli podpory. Námitky (stížnosti) v oblasti realizace IP řeší v prvé instanci odbor 46 MŠMT. Do 10 pracovních dnů od přijetí námitky provede její prověření/prošetření a o výsledku a eventuelních přijatých opatřeních informuje žadatele/příjemce IP (do 5 pracovních dnů od ukončení prověření). Námitky (stížnosti) v oblasti realizace GP řeší v prvé instanci ZS (kraj). Do 10 pracovních dnů od přijetí námitky provede její prověření/prošetření a o výsledku a eventuelních přijatých opatřeních informuje příjemce GP (do 5 pracovních dnů od ukončení prověření). V odůvodněných případech, kdy se jedná o složitější šetření, se doba na prověření/prošetření námitky prodlužuje o 5 pracovních dní. V případě, že osoba, která podala námitku (stížnost) není s řešením námitky (stížnosti) subjektem v prvé instanci (tj. ZS nebo O46) uspokojen, obrací se na odbor řízení OP VK (odbor 41 MŠMT), který do 10 pracovních dnů od přijetí námitky provede její prověření/prošetření. Jako podklad je oprávněn vyžádat si od příslušného Zprostředkujícího subjektu kraje/odboru 46 CERA MŠMT informaci o postupu a výsledku řešení námitky z jeho strany či případné další materiály týkající se této záležitosti. O výsledku a eventuelních přijatých opatřeních informuje odbor 41 příslušného žadatele/příjemce (do 5 pracovních dnů od ukončení prověření). 2.5 Autorská práva k produktům vytvořeným v rámci realizace projektu Příjemce je povinen bezplatně všechny nově vytvořené produkty nebo jejich kopie (vždy vše v jednom vyhotovení, podle povahy produktu buď v písemné podobě nebo na elektronickém nosiči) předat do vlastnictví poskytovatele, a to nejpozději před odesláním nebo spolu se závěrečnou monitorovací zprávou. Poskytovatel je oprávněn předané produkty uchovávat, využívat, zpřístupňovat třetím osobám a šířit bezplatně, a to v časově, územně a množstevně neomezeném rozsahu. Za poskytovatele je nutno v tomto případě považovat vždy i MŠMT. Příjemce je povinen umožnit volné využití těchto produktů 8. 8 V případě projektů, kterým je podpora poskytnuta v režimu veřejné podpory nebo v režimu de minimis není poskytovatel oprávněn předané produkty bezplatně šířit a zpřístupňovat třetím osobám a příjemce není povinen umožnit volné využití těchto produktů. 19
20 Příjemce je povinen zajistit smluvně nebo jiným vhodným způsobem, aby nositelé chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s realizací projektu podnikli veškeré kroky k zajištění bezúplatného oprávnění poskytovatele podpory k výkonu práv užít autorské dílo. 20
21 3. Pravidla projektového řízení 3.1 Změny projektu a doplnění projektu Příjemce může v návaznosti na interní monitorování realizace projektu a na monitorování projektu formou monitorovacích zpráv, v případě, kdy je zjevné, že v realizovaném projektu dochází k odchylkám od cílů schváleného projektu, realizovat nápravná opatření formou nepodstatné nebo podstatné změny projektu. Návrhy podstatných změn musejí být schváleny všemi partnery projektu, kterých se dotýkají, a to v písemné formě s podpisem statutárního zástupce nebo statutárního orgánu organizace partnera/partnerů Nepodstatné změny projektu Příjemce je oprávněn projekt upravit nebo pozměnit bez předchozího souhlasu poskytovatele podpory, ale pouze za předpokladu, že taková změna neovlivní dosažení cílů projektu a nedotkne se povinností plynoucích z právního aktu (např. naplňování schválených monitorovacích indikátorů). Tyto změny mají charakter nepodstatných změn. Příjemce je nicméně i v případě těchto nepodstatných změn projektu povinen o takové změně písemně informovat v nejbližší průběžné monitorovací zprávě poskytovatele podpory, pokud u konkrétní níže uvedené nepodstatné změny není požadován termín kratší. V těchto případech je možné využít k zaslání informace písemnou formu nebo formu u. Součástí těchto informací musí být zdůvodnění, proč ke změně došlo, uvedení účinnosti změny a případně doložení další dokumentace, která se k provedené změně váže a je požadována poskytovatelem podpory. Za nepodstatnou změnu projektu, která nezakládá předem povinnost schválení ze strany poskytovatele podpory a následnou změnu nebo doplnění právního aktu o poskytnutí podpory, a je oznamována v nejbližší monitorovací zprávě (kromě uvedených výjimek, které jsou oznamovány neprodleně), je považována: nepodstatná změna rozpočtu (viz blíže kapitola 5.5.1); změna kontaktních údajů příjemce adresy, telefonního čísla příjemce dotace oznamováno neprodleně; změna sídla příjemce oznamováno neprodleně; změna kontaktní osoby projektu a manažera projektu oznamováno neprodleně; změna auditora (pokud je povinností příjemce projektu nechat provést audit); změna harmonogramu realizace projektu týkající se jednotlivých aktivit včetně data dosažení hodnoty monitorovacího indikátoru (nejedná se o prodloužení celkové doby realizace projektu). Pokud k tomu dojde, bude součástí oznámení o změně přepracovaný harmonogram v elektronické i listinné podobě; změna smlouvy příjemce s partnerem mající charakter nepodstatné změny (příjemce je povinen doložit poskytovateli kopii nové smlouvy s partnerem a popsat tuto změnu v textu nejbližší monitorovací zprávy); 21
22 změna názvu subjektu příjemce - příjemce o této změně dopředu informuje poskytovatele dotace (poskytovatel dotace je oprávněn následně po oznámení této změny zahájit proces úpravy nebo doplnění právního aktu o poskytnutí podpory v režimu podstatných změn); změna ve statutu plátce DPH - žadatel se stal / přestal být plátcem DPH (ve vztahu k aktivitám projektu); změna statutárního zástupce příjemce je povinen do 5 pracovních dnů zaslat oznámení o změně statutárního zástupce spolu s podklady, které tuto změnu prokazují; dřívější ukončení projektu za předpokladu, že jsou ukončeny všechny plánované aktivity projektu; další změny, které neovlivní dosažení monitorovacích indikátorů a plnění cílů projektu. V případě, že poskytovatel podpory zjistí, že oznámená/provedená nepodstatná změna projektu není v souladu s podmínkami OP VK, právního aktu či Příručky pro příjemce, vyzve poskytovatel dotace příjemce k nápravě Podstatné změny projektu Podstatná změna je taková změna projektu (v jeho klíčových aktivitách, rozpočtu, financování či jiných oblastech), která výrazněji mění charakter a obsah projektu oproti schválené žádosti. Podstatná změna projektu zakládá povinnost upravit nebo doplnit právní akt o poskytnutí podpory. Změna, která má charakter podstatné změny projektu, nesmí být zpravidla provedena před jejím schválením poskytovatelem podpory a před provedením úpravy nebo doplněním právního aktu o poskytnutí podpory. Příjemce informuje o navrhovaných změnách poskytovatele podpory, včetně zdůvodnění, proč je o schválení navrhovaných podstatných změn žádáno. Podstatné změny projektu musejí být odsouhlaseny partnery příjemce, pokud se jich dotýkají, ještě před podáním příslušných návrhů změn projektu, a to v písemné formě s podpisem statutárního zástupce nebo statutárního orgánu organizací/partnerů. V případě, že takového souhlasu nebylo dosaženo, musí příjemce tuto informaci uvést při předkládání žádosti o schválení změn a odůvodnit, proč k získání souhlasu těchto partnerů nedošlo. Žádost o schválení podstatné změny projektu s věcným návrhem změny a zdůvodněním této změny a s dalšími dokumenty (změnový rozpočet, změnový harmonogram) doručí příjemce poskytovateli podpory. Žádost o podstatnou změnu projektu může být poskytovateli podpory předložena nejpozději 60 kalendářních dnů před termínem ukončení projektu, pokud poskytovatel ve výjimečných případech nepovolí termín kratší. Navrhovaná podstatná změna projektu musí mít těsnou vazbu na charakter a hlavní cíle projektu, které jsou předmětem původního schváleného projektu a právního aktu. Poskytovatel podpory návrh změny zváží, případně jej po diskusi s příjemcem upraví, a pokud navrhovanou změnu schválí, vydá odpovídající úpravu nebo doplnění právního aktu. Tato úprava právního aktu nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami v případě smlouvy, v případě rozhodnutí/opatření nabývá účinnosti dnem vydání. 22
23 Rozhodnutí o schválení/neschválení změn proběhne do 30 pracovních dní 9 od předložení žádosti v písemné podobě. Příjemce bude písemně informován poskytovatelem podpory nejpozději do 5 pracovních dnů od rozhodnutí poskytovatele. Podstatné změny projektu nesmí příjemce provést před jejich odsouhlasením poskytovatelem podpory. Odsouhlasení změn nelze provést se zpětnou platností. Výjimkou je odsouhlasení změny začátku realizace projektu nebo změn, jejichž příčinu příjemce nemohl ovlivnit. Jestliže příjemce provede podstatné změny projektu před jejich odsouhlasením poskytovatelem podpory, nebudou tyto změny uznány jako platné a příjemce se jejich realizací vystavuje riziku vzniku porušení rozpočtové kázně a nesrovnalosti či případného odnětí finanční podpory. Přijaté změny projektu mohou vést k úpravám struktury rozpočtu, tedy např. k jeho snížení, v souvislosti s rozsahem a charakterem navrhovaných podstatných změn, avšak navýšení celkových způsobilých výdajů v rozpočtu projektu není zpravidla možné. Podstatnou změnou projektu je: změna právní formy příjemce; změna příjemce projektu - ve výjimečných a dostatečně odůvodněných případech je možné projekt realizovat novým příjemcem, který nebyl uvedený v projektové žádosti (tzn. dojde-li k transformaci subjektu původního příjemce a vzniku nástupnické organizace např. v případě optimalizace škol); změna názvu projektu (ve výjimečných případech); změna týkající se monitorovacích indikátorů (překročení výše stanovených indikátorů nebo vykazování dalších indikátorů nad rámec právního aktu není považováno za podstatnou změnu projektu, pokud nesouvisí s podstatnou změnou rozpočtu), zrušení povinných indikátorů není možné; zapojení nového partnera do projektu ve výjimečných a dostatečně odůvodněných případech je možné do projektu zapojit nového partnera, který nebyl uveden v projektové žádosti (např. dojde-li k transformaci subjektu partnera a vzniku nástupnické organizace nebo výměně partnera za jiného partnera při zachování všech povinností a závazků); při této změně nesmí dojít k narušení principů partnerství uvedených v Příručce pro žadatele či v kapitole 4 této Příručky; podstatná změna rozpočtu (viz blíže kapitola 5.5.2); změna začátku realizace projektu; změna data ukončení projektu o prodloužení doby realizace projektu: ve výjimečných a dostatečně odůvodněných případech je možné prodloužit dobu realizace projektu (do maximální možné doby trvání), nárokovat navýšení poskytnutých prostředků podpory není možné ani v případě prodloužení projektu. 9 V odůvodněných případech si poskytovatel dotace vyhrazuje právo prodloužení dané lhůty, např. v případech změn závazných mzdových limitů. O prodloužení lhůty bude poskytovatel dotace příjemce včas informovat. 23
24 o dřívější ukončení projektu: o podstatnou změnu se jedná v případech, kdy je projekt ukončován dříve, než jsou naplněny a ukončeny všechny plánované aktivity projektu. změna projektového účtu záměr změnit bankovní účet/podúčet je příjemce povinen předem oznámit poskytovateli podpory. Příjemce zašle do 5 pracovních dnů od realizace změny poskytovateli podpory oznámení o provedené změně účtu, jehož součástí musí být ověřená kopie smlouvy o zřízení nového účtu nebo formulář finanční identifikace a doložení převodu všech prostředků z původního účtu projektu. Změna účtu musí být specifikována v následných žádostech o platbu. V případě, že změna banky je vynucena uzavřením bankovních operací banky, u které byl otevřen původní účet projektu, oznámí to příjemce bezodkladně a do 5 pracovních dnů zašle poskytovateli podpory oznámení o provedené změně projektového účtu, jehož součástí musí být kopie smlouvy o zřízení nového účtu nebo formulář finanční identifikace potvrzený bankou; změna smlouvy příjemce s partnerem, mající charakter podstatné změny (žadatel je povinen doložit s žádostí o podstatnou změnu návrh nové smlouvy s partnerem); odstoupení partnera v průběhu realizace projektu; v případě pochybností se má za to, že jde o změnu podstatnou. Příjemce je dále povinen poskytovatele písemně informovat o každé změně, rozhodné pro poskytování finančních prostředků na projekt, do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděl. 24
25 4.Typy partnerství při realizaci projektu a vzájemné vztahy příjemce dotace a partnera 4.1 Principy a podmínky partnerství Principy partnerství Partnerství v rámci OP VK je smluvní vztah mezi dvěma nebo více subjekty (veřejnými či soukromými), který je založen na společné odpovědnosti za realizaci projektu v průběhu celého projektového cyklu. Partneři se společně podílejí na přípravě a realizaci projektu ve fázi zpracování projektové žádosti, ve fázi jeho realizace i ve fázi ukončení projektu. Partneři se podílejí rovněž na zajištění udržitelnosti projektu, jsou-li k tomu zavázáni partnerskou smlouvou. Účast partnerů v projektu musí být opodstatněná a nezastupitelná. Jejich přínos pro realizaci projektu musí spočívat v zajištění aktivit, bez jejichž realizace by nebylo dosaženo cílů a monitorovacích indikátorů projektu a zároveň je příjemce nemůže zajistit sám vlastními zdroji a silami. Výběrová komise/expertní skupina doporučuje projekty k realizaci na základě posouzení projektu jako celku, tzn. včetně posouzení nezastupitelnosti role partnera. Má-li žadatel pouze jednoho partnera, který před uzavřením právního aktu o poskytnutí podpory na projekt odstoupí, ztrácí žadatel nárok na finanční podporu (projekt již neodpovídá podobě, v jaké byl doporučen ke schválení a následně ve vazbě na toto doporučení schválen poskytovatelem dotace). V případě projektů s více partnery lze v odůvodněných případech akceptovat odstoupení či nahrazení některého z partnerů ještě před uzavřením právního aktu, pokud tato změna neovlivní dosažení cílů projektu ani nezpůsobí zrušení aktivity schválené výběrovou komisí nebo vznik nové. Souhlas ostatních partnerů je nutný tehdy, pokud tato změna ovlivní zapojení jiného partnera do projektu. Předpokládá se, že spolupráce partnerů podílejících se na realizaci projektu bude pokračovat i po ukončení projektových aktivit, např. v rámci zajištění udržitelnosti projektu Podmínky partnerství Příjemce realizuje hlavní, podstatnou část aktivit projektu, pokud výzva nestanoví jinak (neplatí pro IPn). Partnerství nesmí být založeno pouze na zabezpečení běžné administrace projektu (zejména zpracování monitorovacích zpráv, finanční řízení projektu, účetnictví, administrativní agenda apod.), dále nesmí být založeno na poskytování běžných služeb (publicita projektu, IT služby, účetní služby, audit apod.) nebo na dodávkách zboží. Partnerem není dodavatel, který je v rámci projektů poskytovatelem služby či dodavatelem zařízení a vybavení na komerční bázi. Partner nesmí být dodavatelem běžně komerčně poskytovaných dodávek, služeb či stavebních prací (např. dodávka papíru, vytištění propagačních tiskovin, provedení stavebních úprav prostor potřebných pro realizaci projektu apod.) tj. poskytovatel podpůrných činností, na které by v žádném případě nemohl samostatně získat finanční podporu z programu a vůči příjemci realizuje tyto činnosti za účelem zisku. Realizace principu partnerství tak nesmí být v rozporu s příslušnými 25

References: zákona č. 137
 zákona č.137
 zákona č. 137
 zákona č. 137
 zákona č. 137
 zákona č. 561
 zákona č. 218
 zákona č. 250
 zákona č. 218