Source: http://docplayer.es/67292015-Manual-de-procedimientos-para-obra-publica-procedimiento-para-revision-y-autorizacion-de-ajuste-de-costos-escalatorias-objetivo.html
Timestamp: 2018-11-17 11:57:09+00:00

Document:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS (ESCALATORIAS) OBJETIVO - PDF
Download "MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS (ESCALATORIAS) OBJETIVO"
Salvador Acuña Poblete
1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS OBJETIVO Establecer los trámites y flujo de actividades que se han de realizar para la revisión y autorización de escapatorias, y que delimite las responsabilidades de cada uno de los participantes. CPFM
2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS POLÍTICAS 1. El derecho del contratista a reclamar el pago de ajuste de costos precluye transcurridos 60 días contados a partir de la fecha de publicación de los índices de variación que emite el Banco de México (Art. 105 del Reglamento) 2. Si transcurridos 60 días de que el contratista entregó del estudio de ajuste de costos, el Subdelegado o Subgerente Técnico no ha notificado sobre la procedencia o improcedencia del mismo mediante el oficio de resolución, la reclamación de pago contenida en el estudio, se dará por aceptada en los términos presentados por el contratista. (Art. 105 del Reglamento) 3. El Residente de la Obra está obligado a asentar en la Bitácora de la Obra, la fecha de publicación mediante la cual el Banco de México difunde los índices de variación para Ajuste de Costos y a notificarlos al contratista, al momento de conocer dicha información. (Art. 148 de la Ley) CPFM
3 TITULO: PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS CLAVE: 14 UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN TÉCNICA PAG. 1 DE 3 FECHA: MARZO 2006 RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO Banco de México Residente de Obra 1. Emite los índices de variación aplicables al periodo, para calcular el Ajuste de Costos, comienzan a contar los 60 días según lo establecido en el contrato. (Art. 105 del Reglamento) 2. Anota en la Bitácora la fecha en la que el Banco de México emitió los índices de variación, toma nota del vencimiento del plazo de 60 días a partir de la publicación, para la recepción del Estudio del Ajuste de Costos. Ajustes a la Baja o Alza? Publicación Bitácora BAJA 3. Una vez que determina que los ajustes son a la Baja, elabora el Estudio de Ajuste de Costos, con los siguientes anexos de información: a) Relación de los índices de variación publicados por el Banco de México, b) Presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, en el periodo del incremento en los costos, con los precios unitarios del Contrato, c) Presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, en el periodo del incremento en los costos, con los precios unitarios del Contrato, ajustados conforme a lo señalado en la fracción III del artículo 58 de la Ley. d) Programa de ejecución de los trabajos pendientes por ejecutar, e) Análisis de la determinación del factor de ajuste, f) Matrices de precios unitarios y costos horarios actualizados, en función de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste, y g) Costo por financiamiento ajustado (Art. 58 fracc. III de la Ley y 184 del Reglamento) 4. Realiza el ajuste en la siguiente estimación. Fin ALZA 5. Recibe mediante Oficio del Contratista, Costos, con los mismos anexos indicados en el punto 3. (Art. 105 y 148 del Reglamento) 6. Verifica que el Costos, se recibe dentro del tiempo estipulado en le Contrato y determina: En Tiempo? No 7. Elabora oficio para regresar el Costos al Contratista, manifestando lo estipulado en el segundo párrafo del Art. 105 del Reglamento. Fin Si 8. Revisa el Costos y determina: Correcto? Costos a la Baja Costos a la Alza y Oficio Costos a la Alza y Oficio Gerencia de Innovación Gubernamental 138
4 TITULO: PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS CLAVE: 14 UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN TÉCNICA PAG. 2 DE 3 FECHA: MARZO 2006 RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO Residente de Obra No 9. Devuelve el Costos al Contratista, con las observaciones para su corrección. Continua en la Actividad 05 Costos a la Alza y Oficio Subdelegado o Subgerente Técnico, Superintendente Técnico y Residente de Obra Si 10. Concilian con el Contratista el importe procedente. En caso de haberse otorgado anticipo, el importe se afectara en un porcentaje igual al del o los anticipos concedidos. Costos Superintendente Técnico equivalente o 11. Elabora el Dictamen donde se resuelve la procedencia del Costos, en donde se precise: a) Elaboró el Superintendente Técnico, b) Revisó el Residente de Obra, c) Autorizó el Subdelegado o Subgerente Técnico, y d) Firmas de todos los participantes. Dictamen Subdelegado Subgerente Técnico o 12. Elabora, firma y envía mediante oficio en original el Dictamen y el Estudio de Ajuste de Costos validado, a la Gerencia Operativa, correspondiente. Dictamen, Estudio de Ajuste de Costos y Oficio Gerencia Operativa 13. Recibe y verifica la consistencia técnica del Costos y libera Solicitud de Pedido SIAC ME54N y envía Gerencia de Licitaciones y Administración de Contratos 14. Recibe y efectúa revisión normativa, y determina: Correcta? No 15. Devuelve mediante Oficio a la Gerencia Operativa, para su corrección. Continua en la Actividad 13 Si 16. Elabora Oficio de Resolución en donde indica el numero de Oficio de Autorización de Inversión emitido por la SHCP y partida presupuestal que se afecta, y se recaban las firmas de: - Subdirección Operativa correspondiente -- Contratista. Oficio de Resolución Superintendente Técnico equivalente o 17. Notifica al Subdelegado o Subgerente Técnico, que ya fue elaborado y firmado el Oficio de Resolución, para que se verifique la suficiencia presupuestal 18. Verifica suficiencia presupuestal SIAC FMAVCR01, genera Grafo y solicitud de Pedido SIAC CJ20N. Suficiencia Presupuestal? Gerencia de Innovación Gubernamental 139
5 TITULO: PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS CLAVE: 14 UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN TÉCNICA PAG. 3 DE 3 FECHA: MARZO 2006 RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO No Superintendente 19. Realiza o da seguimiento al tramite de Modificación o Adecuación Presupuestal. Técnico o Ver Procedimiento de Adecuación Presupuestal y Ajuste de Metas de Obras y equivalente Servicios Relacionados. Subdelegado Subgerente Técnico Subgerencia Programas Técnicos o de Si 20. Libera Solicitud de Pedido SIAC ME54N, y determina origen del presupuesto 21. Libera Solicitud de Pedido SIAC ME54N, e informa por correo electrónico. Gerencia de Licitaciones y Administración de Contratos 22. Genera Pedido Abierto SIAC ME31K y Pedido SIAC ME21N. 23. Integra documentación al Expediente del Contrato de Obra y turna mediante Oficio al área de Presupuesto Oficio, copia del Oficio de Resolución Termina Procedimiento Gerencia de Innovación Gubernamental 140
6 Página 1 de 3 Titulo PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS Autorizado: 13/03/2006 Manual: Área: Sustituye: DE PROCEDIMIENTOS DE OBRA PÚBLICA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS 18/08/2004 BANCO DE MÉXICO RESIDENTE DE OBRA INICIO PUBLICACIÓN EMITE LOS ÍNDICES DE VARIACIÓN APLICABLES AL PERIODO, PARA CALCULAR EL AJUSTE DE COSTOS, COMIENZAN A CONTAR LOS 60 DÍAS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO. (ART. 105 DEL REGLAMENTO 1 BITÁCORA ANOTA EN LA BITÁCORA LA FECHA EN LA QUE EL BANCO DE MÉXICO EMITIÓ LOS ÍNDICES DE VARIACIÓN, TOMA NOTA DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE 60 DÍAS A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN, PARA LA RECEPCIÓN DEL ESTUDIO DEL AJUSTE DE COSTOS 2 AJUSTES A LA BAJA O ALZA? ALTA BAJA ESTUDIO DE AJUSTE A LA BAJA UNA VEZ QUE DETERMINA QUE LOS AJUSTES SON A LA BAJA, ELABORA EL ESTUDIO DE AJUSTE DE COSTOS, CON LOS SIGUIENTES ANEXOS DE INFORMACIÓN: a) RELACIÓN DE LOS ÍNDICES DE VARIACIÓN PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO, b) PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, EN EL PERIODO DEL INCREMENTO EN LOS COSTOS, CON LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO, c) PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, EN EL PERIODO DEL INCREMENTO EN LOS COSTOS, CON LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO, AJUSTADOS CONFORME A LO SEÑALADO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY. d) PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR, e) ANÁLISIS DE LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE AJUSTE, f) MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS Y COSTOS HORARIOS ACTUALIZADOS, EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL PERIODO DE AJUSTE, Y g) COSTO POR FINANCIAMIENTO AJUSTADO (ART. 58 FRACC. III DE LA LEY Y 184 DEL REGLAMENTO) 3 AJUSTE A LA ALZA RECIBE MEDIANTE DEL CONTRATISTA, ESTUDIO DE AJUSTE DE COSTOS, CON LOS MISMOS ANEXOS INDICADOS EN EL PUNTO 3. (ART. 105 Y 148 DEL REGLAMENTO) 5 VERIFICA QUE EL ESTUDIO DE AJUSTE DE COSTOS, SE RECIBE DENTRO DEL TIEMPO ESTIPULADO EN LE CONTRATO Y DETERMINA 6 EN TIEMPO? NO ELABORA PARA REGRESAR EL ESTUDIO DE AJUSTE DE COSTOS AL CONTRATISTA, MANIFESTANDO LO ESTIPULADO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ART. 105 DEL REGLAMENTO 7 REVISA EL ESTUDIO DE AJUSTE DE COSTOS Y DETERMINA SI 1 PAG. 2 AJUSTE A LA ALZA ESTUDIO DE AUSTE A REALIZA EL AJUSTE EN LA LA BAJA SIGUIENTE ESTIMACIÓN 4 CORRECTO? SI 8 1 PAG. 2 4 PAG.4 NO DEVUELVE EL ESTUDIO DE AJUSTE DE COSTOS AL CONTRATISTA, CON LAS OBSERVACIONES PARA SU CORRECCIÓN AJUSTE A LA ALZA 9 141
7 Página 2 de 3 Titulo PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS Autorizado: 13/03/2006 Manual: Área: Sustituye: DE PROCEDIMIENTOS DE OBRA PÚBLICA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS 18/08/2004 SUBDELEGADO O SUBGERENTE TÉCNICO, SUPERINTENDENTE TÉCNICO Y RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE TÉCNICO O EQUIVALENTE SUBDELEGADO O SUBGERENTE TÉCNICO GERENCIA OPERATIVA 1 PAG. 2 ESTUDIO DE AJUSTE DE COSTOS CONCILIAN CON EL CONTRATISTA EL IMPORTE PROCEDENTE. EN CASO DE HABERSE OTORGADO ANTICIPO, EL IMPORTE SE AFECTARA EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DEL O LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS 10 DICTAMEN ELABORA EL DICTAMEN DONDE SE RESUELVE LA PROCEDENCIA DEL ESTUDIO DE AJUSTE DE COSTOS, EN DONDE SE PRECISE: a) ELABORÓ EL SUPERINTENDENTE TÉCNICO, b) REVISÓ EL RESIDENTE DE OBRA, c) AUTORIZÓ EL SUBDELEGADO O SUBGERENTE TÉCNICO, Y d) FIRMAS DE TODOS LOS 11 PARTICIPANTES. ELABORA, FIRMA Y ENVÍA MEDIANTE EN ORIGINAL EL DICTAMEN Y EL ESTUDIO DE AJUSTE DE COSTOS VALIDADO, A LA GERENCIA OPERATIVA, CORRESPONDIENTE 12 ESTUDIO DE AJUSTE DE COSTOS DICTAMEN 1 RECIBE Y EFECTÚA REVISIÓN NORMATIVA, Y DETERMINA CORRECTA? NO 14 SI DEVUELVE MEDIANTE A LA GERENCIA OPERATIVA, PARA SU CORRECCIÓN 15 RECIBE Y VERIFICA LA CONSISTENCIA TÉCNICA DEL ESTUDIO DE AJUSTE DE COSTOS Y LIBERA SOLICITUD DE PEDIDO SIAC ME54N Y ENVÍA13 1 DE RESOLUCIÓN ELABORA DE RESOLUCIÓN EN DONDE INDICA EL NUMERO DE DE AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN EMITIDO POR LA SHCP Y PARTIDA PRESUPUESTAL QUE SE AFECTA, Y SE RECABAN LAS FIRMAS DE: - SUBDIRECCIÓN OPERATIVA CORRESPONDIENTE 16 - CONTRATISTA NOTIFICA AL SUBDELEGADO O SUBGERENTE TÉCNICO, QUE YA FUE ELABORADO Y FIRMADO EL DE RESOLUCIÓN, PARA QUE SE VERIFIQUE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 17 2 PAG
8 Página 3 de 3 Titulo PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS Autorizado: 13/03/2006 Manual: Área: Sustituye: DE PROCEDIMIENTOS DE OBRA PÚBLICA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS 18/08/2004 SUPERINTENDENTE TÉCNICO O EQUIVALENTE SUBDELEGADO O SUBGERENTE TÉCNICO SUBGERENCIA DE PROGRAMAS TÉCNICOS 2 PAG. 2 VERIFICA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL SIAC FMAVCR01, GENERA GRAFO Y SOLICITUD DE PEDIDO SIAC CJ20N 18 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL? SI NO REALIZA O DA SEGUIMIENTO AL TRAMITE DE MODIFICACIÓN O ADECUACIÓN PRESUPUESTAL 19 PROCEDIMIENTO ADECUACIÓN PRESUPUESTAL Y AJUSTE DE METAS DE OBRAS Y SERVICIOS LIBERA SOLICITUD DE PEDIDO SIAC ME54N, Y DETERMINA ORIGEN DEL PRESUPUESTO 20 LIBERA SOLICITUD DE PEDIDO SIAC ME54N, E INFORMA POR CORREO ELECTRÓNICO 21 GENERA PEDIDO ABIERTO SIAC ME31K Y PEDIDO SIAC ME21N 22 COPIA DE DE RESOLUCIÓN INTEGRA DOCUMENTACIÓN AL EXPEDIENTE DEL CONTRATO DE OBRA Y TURNA MEDIANTE AL ÁREA DE PRESUPUESTO 23 FIN 143
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA DE LA PLANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES PROCEDIMIENTO PARA DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO DE TRÁNSITO BASE SOLVENTE OBJETIVO Describir en forma clara cada una de las actividades

References: artículo 58
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 ARTÍCULO 58
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN