Source: http://slideplayer.cz/slide/11129480/
Timestamp: 2018-03-20 22:09:47+00:00

Document:
Pravidla monitorování projektu, realizace a publicity projektu. - ppt stáhnout
Prezentace na téma: "Pravidla monitorování projektu, realizace a publicity projektu."— Transkript prezentace:
1 Pravidla monitorování projektu, realizace a publicity projektu
2 2 Kde najít MZ
3 Pravidla realizace projektu Nejdůležitější dokumenty: Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK verze 5 účinná od 6. 9. 2011 Právní akt – Rozhodnutí o poskytnutí dotace Metodické dopisy OP VK – uvedené v právním aktu - nově vydané v případě aktuálního řešení konkrétní záležitosti Metodika monitorovacích indikátorů – poslední verze + platná legislativa ČR 3
4 Možnost zasílání aktualit OP VK Na této adrese se můžete přihlásit k emailovému odebírání aktualit týkající se ESF a OP VK http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/zasilani-informaci- registracehttp://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/zasilani-informaci- registrace 4
5 Doba realizace projektu Délka trvání projektůDélka trvání projektů Uvedena v právním aktu (nejdéle 36 měsíců od přijetí právního aktu s nejzazším datem ukončení 30. 6. 2015). Zahájení projektuZahájení projektu Datum akceptace Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo datum uvedené v právním aktu – podle toho, co nastane později. Ukončení projektuUkončení projektu Datum uvedené v právním aktu. Změna data ukončeníZměna data ukončení Nepodstatná změna – dřívější ukončení v případě splnění projektu Podstatná změna projektu – pozdější ukončení - možná pouze v řádně odůvodněných a schválených případech. Způsobilé výdaje projektuZpůsobilé výdaje projektu Od data zahájení projektu do data ukončení projektu. Po datu ukončení pouze výdaje bezprostředně související s realizací projektu např. audit projektu, mzdy pracovníků projektu, kteří uzavírají projekt. 5
6 Pravidla monitorování Monitorování projektuMonitorování projektu Sledování využití finančních prostředků projektu. Podklad pro kontroly a audit. Monitorovací zprávyMonitorovací zprávy Průběžná monitorovací zpráva. Mimořádná průběžná monitorovací zpráva. Závěrečná monitorovací zpráva. Monitorovací zpráva o udržitelnosti. Monitorovací období Monitorovací období a) od začátku realizace projektu b) v souladu s kalendářními měsíci (od prvního dne měsíce v němž začal projekt) Dodržovat celé období realizace 6
7 Pravidla monitorování Průběžná monitorovací zprávaPrůběžná monitorovací zpráva Předkládá se nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení monitorovacího období ( první MZ po 3 měsících, další MZ pak po 6 měsících realizace projektu ). Podepsané statutárním zástupcem. Datum podpisu statutárního zástupce nemůže být dřívější než datum vyhotovení zprávy! Rozhoduje datum doručení poskytovateli podpory! Kromě 1. monitorovací zprávy je vždy povinnou přílohou monitorovací zprávy Žádost o platbu. 7
8 Pravidla monitorování Mimořádná průběžná monitorovací zprávaMimořádná průběžná monitorovací zpráva Příjemce je oprávněn předložit mimořádnou monitorovací zprávu spolu s žádostí o proplacení uznatelných nákladů v kratším období ( případně dle podmínek v Rozhodnutí ) Následná monitorovací období je opět šestiměsíční a počítá se od podání mimořádné průběžné monitorovací zprávy. Závěrečná monitorovací zpráva Závěrečná monitorovací zpráva Nejpozději do 2 měsíců po ukončení projektu společně se závěrečnou žádostí o platbu. U projektů nad 10 mil. Kč se přikládá k žádosti o závěrečnou platbu i výrok auditora k projektu. Příjemce přikládá jako zvláštní přílohu Souhrnnou informaci o realizaci projektu ( formulář je k dispozici na webu MŠMT). Závěrečná MZ ani žádost o platbu nejsou finančním vypořádáním projektu podle vyhlášky č. 52/2008 Sb. 8
9 Pravidla monitorování Monitorovací zpráva o udržitelnostiMonitorovací zpráva o udržitelnosti Příjemce je povinen zajistit udržení aktivit, specifikovaných ve schváleném projektu pro účely udržitelnosti, po dobu 5 let od ukončení projektu. Vybavení hmotné povahy nebo stavební úpravy, které byly pořízeny z poskytnuté podpory v rámci křížového financování, musí být po dobu realizace projektu a po dobu 5 let od ukončení projektu dále využívány či provozovány v souladu s účelem, za jakým byly pořízeny. Příjemce dokládá udržitelnost projektu monitorovací zprávou jednou za rok ( nejpozději do 2 měsíců od uplynutí prvního ročního období ) po stanovenou dobu udržitelnosti. 9
10 Pravidla monitorování Poskytovatel je oprávněn při schvalování MZ požadovat po příjemci doplnění. Příjemce je povinen tyto údaje poskytnout do 5 pracovních dnů (nestanoví-li poskytovatel lhůtu kratší). Předkládání MZ: Označení obálky: adresou poskytovatele, jménem příslušného PM, číslem jednacím, registračním číslem projektu, číslem MZ a dále poznámkou „Neotvírat – Monitorovací zpráva“ Poštou: adresa – MŠMT, Odbor CERA(46), Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 Osobně: na adrese – MŠMT, CORSO IIa, Odbor CERA (46), Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 – Karlín 10
11 Monitorovací indikátory Proč a jak se zabývat monitorovacími indikátoryProč a jak se zabývat monitorovacími indikátory Monitorovací indikátory jsou součástí monitorovací zprávy projektu. Plánovanou hodnotu MI projektu si každý příjemce stanovil při zpracování projektové žádosti případně bylo upřesněno Grémiem zpravodajů. Uzavřením právního aktu se MI stávají závaznými. Jejich nenaplnění je sankcionováno odvodem za porušení rozpočtové kázně – viz Rozhodnutí Dosažené hodnoty MI se uvádějí kumulativně tzn. za celou dobu realizace projektu do okamžiku průběžného monitorování. Vykazované hodnoty se musí opírat o průkaznou evidenci vedenou příjemcem nebo partnerem (prezenční listiny, pracovní smlouvy, záznamy apod. – tyto materiály podléhají manuálu publicity). 11
12 Monitorovací indikátory Dělení indikátorů – základní monitorovací indikátory (šestimístné) se mohou dále dělit pro podrobnější sledování dopadu projektu (např. na muže a ženy, kde součet dává číslo základního indikátoru, Počet nově vytvořených /inovovaných produktů s komponentou ICT či s komponentou ŽP, kde se součet nemusí rovnat základnímu indikátoru – počet nově vytvořených/inovovaných produktů). Nesplnění předpokládaného podílu mužů a žen není sankcionovatelné - slouží pro statistické účely. Stejně tak i ostatní sledované čtyřmístné indikátory, které se vyplňují pouze u výzev vyhlášených po 1.1.2011 (tedy nevyplňujte) Podrobněji viz.http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/metodika- monitorovacich-indikatoru platná od 22. srpna 2011http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/metodika- monitorovacich-indikatoru 12
13 Veřejné zakázky - základní ustanovení Jakékoli výdaje na pořízení určitého zboží, služeb či stavebních úprav musí být bezpodmínečně spjaté s realizací projektu a pro projekt musí být prokazatelně nezbytné. (Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, musí příjemci disponovat s veřejnými prostředky hospodárně, efektivně a účelně). V opačném případě by se jednalo o nezpůsobilý výdaj. Zadavatelem zakázky může být příjemce dotace nebo jeho partner s finančním příspěvkem, pokud je touto činností pověřen ve Smlouvě o partnerství. Příjemce dotace je však odpovědný za to, že v rámci realizace projektu nedojde k porušení pravidel Další možností je zmocnit partnera k zastoupení v souladu s § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadavatelem v tomto případě zůstává příjemce 13
14 Stanovení předmětu zakázky Seznam výběrových řízení uvedených v projektové žádosti je pouze informativní a není potřeba jej dodržet; nutné je dodržet Postupy pro zadávání zakázek při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK (kap. 7 Příručky pro příjemce) Zadavatel stanoví předmět jedné zakázky tak, aby: a)Všechna obdobná a spolu související plnění, která zadavatel zamýšlí zadat v průběhu jednoho účetního období, nebo b) Všechna plnění, která spolu místně, věcně a časově souvisí, nebo jejichž předměty plnění tvoří jeden funkční celek Pozor – zakázky se sčítají v případě použití veřejných prostředků za celé IČO ( ne pouze za 1 projekt) 14
15 Stanovení předmětu zakázky POZOR: Při určení předmětu zakázky NENÍ PŘÍPUSTNÉ uvádět v oznámení o zahájení výběrového řízení (ve Výzvě k podání nabídky nebo v zadávací dokumentaci) požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých uchazečů nebo určitých výrobků! Nesmí docházet k dělení předmětu zakázky na menší zakázky s cílem snížit hodnotu zakázky pod stanovené limity pro jednotlivé postupy Zadavatel není povinen sčítat předpokládané hodnoty zakázek, které vzniknou z aktuálních potřeb zadavatele a které nelze objektivně dopředu předvídat Povinnost sčítání neplatí ani pro opakované zakázky, které zadavatel pořizuje nepravidelně a její jednotková cena je v průběhu účetního období proměnlivá (např. potraviny, pohonných hmot či letenek pro cílovou skupinu) 15
16 Forma zahájení výběrového řízení Kap. 13.3. Přehled základních pravidel, postupů a minimálních požadavků při zadávacím/výběrovém řízení – str. 149 a)Uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení b)Odesláním výzvy k podání nabídek konkrétním zájemcům c)Kombinace způsobů a) a b ) Oznámení o zahájení výběrového řízení musí být uveřejněno na webových stránkách MŠMT, dále může být uveřejněno na webových stránkách zadavatele či v tisku Formulář pro zveřejnění výzvy na webových stránkách poskytovatele dotace naleznete na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/verejne-zakazky (Výzva k podání nabídek - formuláře). Součástí formuláře je i kontaktní e- mailová adresa cera@msmt.czhttp://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/verejne-zakazky cera@msmt.cz – nejpozději 3 pracovní dny před termínem zveřejnění 16
17 Zakázky do 200 000 Kč bez DPH Změna oproti předchozím výzvám! Nemusí být prováděno výběrové řízení a je dostačující zaslat přímo objednávku jednomu vhodnému dodavateli Objednávka musí být zaslána dopisem nebo elektronicky a potvrzena dodavatelem S vybraným dodavatelem nemusí být nutně uzavřená písemná smlouva V případě nákupu drobných položek v obchodě stačí doložit paragon z obchodu 17
18 Zakázky 200 000 – 800 000 Kč bez DPH Změna oproti předchozím výzvám! Zadavatel je povinen písemně nebo elektronicky vyzvat k podání nabídky alespoň 3 dodavatele Lhůta pro podání nabídek musí trvat minimálně 9 kalendářních dní ode dne odeslání výzvy Hodnocení nabídek nemusí být prováděno hodnotící komisí – stačí pověřená osoba zadavatele S vybraným dodavatelem musí být uzavřená písemná smlouva Kvalifikační kritéria dle § 54 zákona 137/2006 Sb.
19 Zakázky 800 000 – 2 000 000 Kč bez DPH Změna oproti předchozím výzvám! Zadavatel je povinen písemně nebo elektronicky oslovit alespoň 5 dodavatelů Povinnost zveřejnit výzvu na stránkách MŠMT (nebo ZS) Lhůta pro podání nabídek činí alespoň 10 kalendářních dní Hodnocení nabídek musí být prováděno minimálně 3 člennou hodnotící komisí Písemná smlouva Kvalifikační kritéria dle § 54 zákona 137/2006 Sb.
20 Publicita Nařízení Evropské komise (ES) č. 1828/2006 čl. 8: „…příjemce finanční podpory je povinen jasně informovat subjekty účastnící se projektu i širokou veřejnost, že projekt získal finanční prostředky v rámci operačního programu spolufinancovaného Evropským sociálním fondem (ESF)“. Informování a propagace projektu směrem k široké a odborné veřejnosti Souhlas se začleněním na veřejně přístupný seznam příjemců (Akceptace dle Nařízení 1828/2006 čl. 6 ) Publicita spadá do nepřímých nákladů !s výjimkou! případu kdy je publicita hlavní činností projektu a tedy klíčových aktivit – pak přímé náklady 20
21 Minimum povinné publicity Základní loga: Evropského sociálního fondu Evropské unie Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Loga mají přesně vymezená pravidla použití a řazení (v rámci tzv. logolinku) - viz. Manuál vizuální identity na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/publicita-a- publikace http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/publicita-a- publikace Dodržovat pravidla pro použití nového logolinku musí příjemci u projektů, pro něž rozhodnutí či smlouva o poskytnutí dotace nabyla účinnosti po 30. 10. 2009. Projekty vázané v právním aktu řídit se vždy novou aktuální verzí Příručky pro příjemce, se mohou při používání prvků povinné publicity nadále řídit pravidly platnými před 30. 10. 2009. 21
22 Jaká je posloupnost log v logolinku? Za logo OP VK může příjemce v logolinku přidat své logo a příp. logo partnera !pozor! nikoliv logo projektu. logo oficiálního partnera se uvádí vždy až za základní logolink a logo příjemce. Má-li projekt více partnerů, umístění log partnerů do logolinku za logo příjemce se z důvodu komplikovanosti takového logolinku nedoporučuje, partnery projektu lze zmínit např. v textu daného informačního nebo propagačního materiálu. Pravidla OP VK nezakazují příjemci užít v rámci realizace projektu další loga či označení, než je předepsaný a definovaný logolink, může se jednat např. o loga dalších subjektů, které pomáhají s realizací projektu, i když nejsou oficiální finanční nebo nefinanční partneři, uvedení v projektu nebo např. o logo samotného projektu. 22
23 Zásady používání publicity S logolinky používáme slogan : INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (povinné sdělení): !pozor! na umístění ve vertikálním a horizontálním logolinku – centrování V případě použití logolinku bez slovního odkazu na ESF je nutno používat i povinné sdělení 2 - Tento program/projekt/produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Výjimkou jsou rozměrově menší materiály a předměty. Na materiálech menšího rozměru lze loga uvést i bez textů (!pozor! logo EU vždy s textem). Zkrácený logolink neobsahuje logo MŠMT. minimální povolená velikost loga ESF je 6 mm na výšku logo MŠMT může být s textem i bez textu. Na základě výjimky z Manuálu udělené 27. 3. 2009 je minimální přípustná velikost loga s textem 1,5 cm = 15 mm na šířku logo OP VK může být s textem i bez textu. Minimální velikost loga s textem je 1,5 cm na šířku. 23
24 Zásady používání publicity Nutno dodržet nejmenší povolené velikosti log, předepsané barvy, ochranné zóny a další náležitosti dané v Manuálu vizuální identity OP VK společně s logem ESF se v ČR zároveň vždy používá také vlajka EU s textem Evropská unie. Logo ESF a vlajka EU musí mít shodnou barevnost. vzdálenost mezi vlajkou EU a logem ESF musí být vždy na šířku nožičky písmena „f“, u navazujících log buď na šířku nožičky „f“ nebo na výšku horní části „vlajky“ loga ESFv všechna loga horizontálního logolinku jsou zarovnána k hornímu a dolnímu okraji loga ESF. Zkrácený logolink nemusí obsahovat logo MŠMT. 24
25 Zásady používání publicity !pozor! státní vlajku ČR používá na svých dokumentech pouze řídící orgán (MŠMT). Hmotné zařízení a vybavení (vč. publikací, učebnic,…) pořízené z prostředků ESF - samolepky určené k označování tohoto zařízení obsahují vždy základní logolink OP VK (včetně textů u log a sloganu), na rozměrově menších samolepkách lze vynechat logo MŠMT, avšak u ostatních log je nutno zachovat text. Malé propagační předměty (post-it, vizitka, flash disk, tužky,…): zkrácený logolink, možno i bez sloganu Viditelně umístěné a kvalitně provedené Na čb originálech nutno použít předepsané inverzní varianty log: 25
26 Vztahy a povinnosti příjemce vůči cílovým skupinám Postupy při oslovování cílových skupinPostupy při oslovování cílových skupin K oslovení cílové skupiny využívat legální nástroje publicity projektu (letáčky, plakáty, prezentace na seminářích či konferencích, inzerce v tisku či v dalších sdělovacích prostředcích). Vyvarovat se diskreditace cílové skupiny či projektu samotného. V případě, že zástupci cílové skupiny budou v průběhu projektu příjemcem nebo jeho partnery průběžně oslovováni - zajistit souhlas zástupců cílových skupin se zasíláním dodatečných informací U nezletilých osob zvážit potřebu souhlasu zákonného zástupce 26
27 Vztahy a povinnosti příjemce vůči cílovým skupinám Ochrana osobních údajůOchrana osobních údajů Příjemce je povinen postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Pro Individuální projekty dále platí zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech - z toho důvodu se na zpracování osobních údajů příjemcem podpory pro účely projektů nevztahuje oznamovací povinnost podle § 16 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů tzn. není povinnost oznámit zpracovávání osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů před započetím zpracovávání těchto údajů. Poskytovatel dotace vydá písemné rozhodnutí formou právního aktu, který zavazuje příjemce k naplňování monitorovacích indikátorů a jejich dokladování. 27
28 Kontroly, sankce Formy kontrolFormy kontrol Administrativní kontroly projektu – formou pravidelných monitorovacích zpráv. Kontroly na místě (kontrola fyzické realizace projektu) – formou veřejnoprávní kontroly podle zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a zákona 552/1991 Sb. o státní kontrole, v souladu s nařízením rady EK č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, ESF a Fondu soudržnosti. Metodická dohlídka – nemá váhu veřejnoprávní kontroly. Výstupem je zpráva z průběhu dohlídky popisující stav věci. Umožňuje průběžné ověřování stavu dosahovaných cílů. 28
29 Nesrovnalosti Nesrovnalostí se rozumí porušení právních předpisů Evropských Společenství vyplývající z jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu Evropských společenství… Z hlediska příjemce – nedodržení podmínek za kterých mu byly prostředky ESF poskytnuty TYPY NESROVNALOSTÍ:  Porušení rozpočtové kázně ve smyslu §44 zákona č. 218/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech  Trestný čin (nejčastěji se jedná o podvod)  Porušení zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách 29
30 SANKCE Sankce vyplývající z Rozhodnutí: 1. Sankce v případě nesplnění monitorovacích indikátorů 5 % ze všech proplacených prostředků v případě nesplnění jakéhokoliv indikátoru výsledku nebo výstupu o 10 % - 15 %. 30 % ze všech proplacených prostředků v případě neplnění jakéhokoliv indikátoru výsledku nebo výstupu o 15 % - 50 %. Odstoupení od právního aktu (100 %) v případě neplnění jakéhokoliv indikátoru výsledku nebo výstupu o více jak 50 %. 2. Sankce ostatní Pokud příjemce nerealizuje projekt v souladu se smluvními podmínkami !! Doporučuje se důkladně prostudovat a přijmout vhodná opatření k jejich zamezení - výše možné udělené sankce je uvedena v právním aktu a může dosáhnout až 100% vyplacené dotace 30
31 Změny v projektu Nepodstatné změny - Neovlivní dosažení cílů projektu a monitorovacích indikátorů - Oznamují se v monitorovací zprávě se zdůvodněním proč a odkdy ke změně došlo Podstatné změny - Mění charakter a obsah projektu oproti schválené žádosti -Doplňují právní akt o poskytnutí podpory (dodatek) - Podléhají schválení 31
32 Nepodstatné změny Změna kontaktních údajů příjemce Změna sídla příjemce Změna kontaktní osoby projektu a manažera projektu Změna auditora Změna harmonogramu realizace (posun klíčových aktivit) Změna partnerské smlouvy charakteru nepodstatné změny Změna názvu subjektu příjemce Změna ve statusu plátce DPH Změna statutárního zástupce Dřívější ukončení projektu při ukončení všech plánovaných aktivit projektu Další změny, které neovlivní dosažení cílů projektu a monitorovacích indikátorů 32
33 Podstatné změny = změny projektu v klíčových aktivitách, rozpočtu aj. které výrazněji mění charakter a obsah projektu oproti schválené žádosti. Změna právní formy příjemce Změna příjemce projektu – např. při transformaci škol Změna názvu projektu (ve výjimečných případech) Změna týkající se monitorovacích indikátorů (překročení MI či vykazování dalších MI není změnou podstatnou ) Zapojení nového partnera (ve výjimečných případech) Změna začátku realizace projektu Změna data ukončení projektu Změna projektového účtu (hlášt předem) Odstoupení partnera Podstatná změna rozpočtu (kapitola 5.5.2) V případě pochybností se má za to, že jde o změnu podstatnou 33
34 Podstatné změny Nesmí být provedena před jejím schválením poskytovatelem podpory !!! (výjimkou jsou změny, které nemohl příjemce ovlivnit) tj. vydáním Dodatku a jeho „akceptací“ (podepsání Prohlášení příjemce dotace) příjemcem dotace Žádost o podstatnou změnu – formulář u pokynům k elektronické MZ: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/elektronicka-monitorovaci-zprava- a-jeji-prilohy-platna-od-2 Zasílá se v písemné podobě kontaktní osobě pro projekt Musí obsahovat popis změny, zdůvodnění, souhlas partnerů, další např. návrh přepracovaného rozpočtu Lze podat max. 60 kalendářních dnů před koncem projektu! Doporučujeme konzultovat předem s kontaktní osobou projektu 34
35 Změny v rozpočtu Podstatné změny Přesun prostředků mezi kapitolami přesahující 15 % objemu způsobilých výdajů kapitoly, ze které jsou prostředky převáděny Navýšení prostředků kapitoly Osobní náklady o více než 15 % Navýšení položek Křížového financování Služební cesty zahraniční U organizací se stanovenými ukazateli/limity mzdové regulace jakékoliv změny rozpočtu v kapitole 1 Osobní náklady, které způsobí přesun mezi limitními hodnotami Nepodstatné změny Přesun prostředků mezi položkami uvnitř jednotlivých kapitol Přesun finančních prostředků mezi jednotlivými kapitolami menší než 15% objemu způsobilých výdajů kapitoly platného rozpočtu ze kterého jsou finanční prostředky převáděny Vytvoření nové položky nebo zrušení položky v rozpočtu 35
36 Změny v projektu Nesmějí narušit charakter a hlavní záměr projektu Pro projekt musejí být nezbytné a efektivní Tyto změny nesmí navýšit celkový rozpočet Nesmí navýšit kapitoly nebo položky krácené Grémiem zpravodajů Nesmí dojít k překročení procentních limitů pro jednotlivé kapitoly ( Zařízení a vybavení – 25 %; Nákup služeb - 49%; Přímá podpora - 20 % z celkových způsobilých výdajů) Nesmí způsobit začátek nové nebo zrušení stávající klíčové aktivity! Musí být zdůvodněny a doloženy případně novým přepracovaným rozpočtem 36
37 Principy a podmínky partnerství Partneři se společně podílejí na přípravě a realizaci projektu ve fázi zpracování projektové žádosti, ve fázi jeho realizace i ve fázi ukončení projektu. Příjemce realizuje hlavní, podstatnou část aktivit. Role partnerů musí být opodstatněná a nezastupitelná (nesmí být skrytým dodavatelem). Partneři se podílejí rovněž na zajištění udržitelnosti projektu, jsou-li k tomu zavázáni partnerskou smlouvou. Veškeré smluvní vztahy mezi příjemcem a partnerem jsou vymezeny ve Smlouvě o partnerství. Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah této smlouvy  Partner nesmí být dodavatelem ! Realizované projekty mají neziskový charakter. a) Partner s finančním příspěvkem - Tento typ partnera přijímá prostřednictvím příjemce část finanční podpory na realizaci věcných projektových aktivit b) Partner bez finančního příspěvku - Tento typ partnera se podílí na realizaci věcných aktivit projektu (konzultace, odborná garance), ale není mu poskytován žádný finanční příspěvek za účast na realizaci projektu 37
38 Partner s finančním příspěvkem  Samostatný projektový bankovní účet/podúčet - podmínka u ex- ante  Výjimka při proplácení výdajů partnerovi ex-post  Příjemce podpory = žadatel předkládá výdaje za sebe i všechny partnery s finančním příspěvkem  Žádost o proplacení výdajů předkládá partner příjemci  Partner má při dokladování a vyúčtování vůči poskytovateli podpory stejné povinnosti jako příjemce Příjemce může poskytnout partnerovi část zálohové platby dle smlouvy Partner vyúčtovává způsobilé výdaje za dané MO, příjemce je zahrnuje do MZ Povinnost partnera vrátit nedočerpané finanční prostředky 38
39 Vypořádání po skončení projektu ZAŘÍZENÍ ZAKOUPENÉ Z PROJEKTU MUSÍ BÝT VŽDY ŘÁDNĚ INVENTARIZOVÁNO A OZNAČENO Rozdělení zařízení a spotřebního materiálu dle smlouvy o partnerství Zařízení a spotřební materiál nesmějí být po realizaci projektu převedeny partnerovi sídlícímu mimo cílový region v případě, že v rámci udržitelnosti nepodporuje cílovou skupinu daného (cílového) regionu Kopie převodních listin, darovacích smluv předkládá příjemce se závěrečnou MZ 39
40 AUDIT AuditAudit U všech projektů s podporou od 10 milionů Kč včetně je nutné provést audit autorizovanou firmou (člen Komory auditorů ČR podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech). Výrok auditora se přikládá k závěrečné žádosti o platbu. Požadavek na audit je splněn provedením ověření podle požadavků standadu ISAE 3000. Audit se týká jak projektového účetnictví příjemce, tak projektového účetnictví partnerů s finančním příspěvkem 40
41 AUDIT Zpráva z externího auditu musí obsahovat informaci o následujících skutečnostech:Zpráva z externího auditu musí obsahovat informaci o následujících skutečnostech: – o správnosti a úplnosti zaúčtování všech výdajů – všechny vykázané výdaje byly uhrazeny v souladu s pravidly OP VK – zhodnocení postupu při zadávání veřejných zakázek – smlouvu s auditorem se doporučuje uzavřít alespoň 6 měsíců před ukončením projektu – kopie smlouvy se přikládá v nejbližší MZ – pokud nebude auditorská zpráva obsahovat všechny požadované informace – viz. kapitola 9.5 Příručky pro příjemce – nemusí poskytovatel uznat výdaje na něj za způsobilé 41
42 Námitky a jejich řešení Námitky proti postupu poskytovatele podpory – možno podat do 15 pracovních dní od okamžiku, kdy se příjemce o tomto postupu prokazatelně dozvěděl písemným vyrozuměním Zaslat :  na odbor 46 CERA – Implementace projektů strukturálních fondů  pokud nebudete spokojeni s řešením vaší námitky odborem 46, můžete se poté obrátit na odbor 41 – Odbor řízení OP VK, který provede prošetření Námitka či její prošetření, by mělo být provedeno během 10 pracovních dní ( v případě složitějších šetření, se doba na prověření námitky prodlužuje o dalších 5 pracovních dní) a do 5 pracovních dní od ukončení prověření odesláno vyrozumění 42
43 Příjemce je povinen bezplatně všechny nově vytvořené produkty nebo jejich kopie předat do vlastnictví poskytovatele (MŠMT), který je oprávněn je uchovávat, využívat, zpřístupňovat třetím osobám a bezplatně šířit v časově, územně a množstevně neomezeném rozsahu. Příjemce je povinen zajistit smluvně nebo jiným vhodným způsobem bezúplatné oprávnění poskytovatele podpory k výkonu práv užít autorské dílo s nositeli chráněných práv duševního vlastnictví. 43 Autorská práva
44 Ukončení projektu v jiném režimu Předčasné ukončení projektu příjemcemPředčasné ukončení projektu příjemcem Písemně k rukám poskytovatele formou návrhu na změnu právního aktu s novým datem ukončení. S nejvýše dvouměsíční lhůtou uzavření projektu. V případě akceptace změnového právního aktu (Rozhodnutí o změně Rozhodnutí) začíná běžet lhůta pro uzavření aktivit projektu. Při financování ex-ante – musí být odděleně evidovány výdaje uskutečněné po dni odeslání návrhu na ukončení projektu – vyúčtování musí bát řádně zdůvodněno. Nevyužité prostředky ve prospěch projektu musí být vráceny do 30 pracovních dnů po ukončení projektu. 44
45 Ukončení projektu v jiném režimu Neoprávněné předčasné ukončení projektuNeoprávněné předčasné ukončení projektu V případě porušení podmínek právního aktu (nedodržení podmínek pro předčasné ukončení projektu). Posuzuje se jako nesrovnalost a podezření na porušení rozpočtové kázně. Příjemce je povinen vrátit neoprávněně vyplacené prostředky v plné výši a ve lhůtě stanovené poskytovatelem nebo příslušným FÚ. 45
46 Ukončení projektu v jiném režimu Pozastavení podpory z OP VKPozastavení podpory z OP VK Poskytovatel podpory je oprávněn –kontrolovat podezření na porušení rozpočtové kázně či rozpočtových pravidel nebo podezření na porušení dalších povinností uvedených v právním aktu –vyzvat příjemce k okamžité nápravě zjištěných nedostatků a stanovit lhůty k nápravě –preventivně pozastavit platby příjemci podpory 46
47 Ukončení projektu v jiném režimu Řízení o odnětí podporyŘízení o odnětí podpory Řízení o odnětí podpory může být zahájeno pokud došlo:  k vázání prostředků státního rozpočtu.  ke zjištění, že poskytnuté údaje jsou neúplné či nepravdivé.  k vydání právního aktu v rozporu se zákonem či právem ES.  k situaci, že může být řádně či včas splněn účel dotace. 47
48 Archivace Archivace v listinné i el. podoběArchivace v listinné i el. podobě K archivaci je příjemce zavázán v právním aktu min. do konce roku 2025 pokud náš právní řád nestanoví déle ( např. mzdové listy až po dobu 30 let). Příjemce je povinen zavázat k archivaci také partnery projektu (případně převzít materiály, týkající se realizace projektu, do své úschovy). Náklady na archivaci po ukončení realizace projektu nejsou způsobilé výdaje projektu. Archivace se řídí zákonem č. 563/199 Sb., č. 235/2004 Sb., č.589/1992 Sb., č. 592/1992 Sb., č. 499/2004 Sb. a vyhláškami č. 645/2004 Sb., č. 646/2004 Sb. A 191/2009 Sb. Výčet dokumentů a výstupů projektu, které podléhají archivaci – viz. kap. 12.2. Příručky pro příjemce 48
49 Archivace Základní pravidla archivaceZákladní pravidla archivace –Vždy porovnat zálohovaná data s originálem - verifikace. –Zajistit trvalost uložených dat v průběhu stanovené archivační doby. –Každé médium po archivaci označit datem, názvem a popisem jeho obsahu. –Dokumentaci vést přehledně (uvádět číslo projektu, číslo monitorovací zprávy, datum) se snadnou dosažitelností. Při zániku příjemce přebírá spisovnu jeho právní nástupce nebo musí být umožněn výběr důležitých dokumentů poskytovateli podpory (zaniká-li bez nástupce) 49
50 Děkuji za pozornost Kontakt: Ing. Marie Kaufnerová projektový manažer – oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzděláváníprojektový manažer – oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Odbor 46 - CERAOdbor 46 - CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČRMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR email: marie.kaufnerova@msmt.cz Tel. 234 814 233 50
Stáhnout ppt "Pravidla monitorování projektu, realizace a publicity projektu."
Procesy a pravidla realizace projektu Ing
Pravidla monitorování Ing. Marie Kaufnerová Prezentace pro příjemce IPo, kteří se řídí Příručkou pro příjemce fin.podpory z OP VK, verze 3, učinná od

References: zákona č. 320
 § 151
 zákona č. 137
 § 54
 § 54
 čl. 8
 čl. 6
 § 16
 zákona č. 101
 §44
 zákona č. 218
 zákona č. 137
 zákona č. 93