Source: https://www.scribd.com/document/122060769/Directiva-MPCH-2009-RLT
Timestamp: 2019-03-22 10:45:44+00:00

Document:
Directiva MPCH-2009 RLT
Uploaded by Anonymous p2cFoXbjD
NORMAS PARA EL PROCESO DE RECEPCION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE LAS OBRAS Y PROYECTOS EJECUTADOS POR ADMINISTRACION DIRECTA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CHINCHEROS I. OBJETIVO Normar el proceso de recepción, liquidación y transferencia de las obras y proyectos que ejecute la municipalidad provincial de chincheros, por la modalidad de administración directa; y en forma transitoria, normar el proceso de regularización de obras y proyectos transferidos. II. FINALIDAD Establecer un mecanismo eficaz que permita efectuar oportunamente el proceso normal de recepción, liquidación y transferencia de las obras y proyectos que ejecute la municipalidad provincial de Chincheros. Coadyuvar a la regularización de la situación actual de las obras y proyectos III. BASE LEGAL 1. 2. 3. 4. Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General. Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley Anual de Presupuesto del Sector Público del año pertinente Directiva de Programación y Formulación Presupuestal del año pertinente 5. Directiva de Aprobación, Ejecución y Control Presupuestal del año pertinente 6. Ley Nº 27842 Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado 7. Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización. 8. Ley Nº 27972 Ley Orgánica de de la municipalidades 9. Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Publica. 10.Resolución de Contraloría General Nº 195-88-CG, que apruebe las Normas para la Ejecución de Obras por Administración Directa. 11.Decreto Legislativo Nº 276 y sus Normas, Ley Bases de la Carrera Administrativa 12.Reglamento Nacional de Construcciones 13. Resolución Jefatural Nº 008-2002-EF/68.01, Nº 006-2002-EF/68.01, Plazos Máximos para Proyecto de Inversión Pública, Contenidos Mínimos para Estudios de Pre-Inversión a Nivel de Perfil. 14.Decreto Supremo Nº 154-2001-EF, que aprueba el Reglamento General de Procedimientos Administrativos de Bienes de Propiedad Fiscal y su modificatoria D.S. Nº 107-2003-EF. IV. ALCANCE La presente Directiva es de aplicación y cumplimiento obligatorio por los funcionarios y personal de la municipalidad provincial de Chincheros directamente involucrados en el proceso de Recepción, Liquidación y Transferencia de obras y proyectos financiados con recursos públicos ejecutados por administración directa. V. DISPOSICIONES GENERALES 1. Para efectos de la presente directiva se define:  Administración directa como una modalidad mediante la cual los trabajos de ejecución obras y/o de proyectos de la Municipalidad Provincial de chincheros son efectuados con recursos y capacidad instalada propia, adquiriendo para tal fin los bienes y servicios que se requieran para su ejecución.
se debe considerar los gastos de pre-inversión. Liquidación de obra o proyecto consiste en el conjunto de acciones conducentes a la formulación de un Expediente de Liquidación TécnicoFinanciera sobre las inversiones realizadas en la obra o proyecto para determinar el costo real de ejecución que es elaborado por la Subgerencia de Liquidaciones. de corresponder. liquidación y transferencia de las obras y proyectos. como responsable técnico. Transferencia de obra o proyecto consiste en el proceso de traslado de propiedad ejecutado por la Municipalidad Provincial de Chincheros. El Director de Finanzas. Recepción de obra o proyecto como el conjunto de acciones realizadas por el Residente de Obra o por el responsable del proyecto y por la Comisión de Recepción. liquidación y transferencia al que ha sido sometido una obra o proyecto considera acciones y actividades complementarias al proceso normal para regularizar su situación y cumplir con los requisitos y formalidades que exige un proceso normal. Dos Responsables de Transferencia de la Unidad de Liquidaciones. El Titular de la entidad designará mediante Resolución Alcaldía a los miembros de la Comisión de Recepción. El responsable de proyectos y Obras. si los hubiere. con el gasto financiero real de la obra o proyecto (liquidación financiera). al concluir los trabajos programados con el propósito de levantar un Acta de Terminación de la obra o proyecto sin observaciones. que se encargará de las acciones correspondientes de las obras y proyectos del Programa de Inversiones del ejercicio presupuestal. quien la presidirá.  El responsable de Liquidaciones. como responsable financiero. pasa a formar parte del patrimonio de la entidad receptora. plazos y formalidades establecidos por las normas legales y administrativas para la recepción. como ejecutor técnico-financiero y actuará     como secretario. herramientas prestadas). Asimismo. Consolidación técnico-financiera como el resultado de la comparación entre el costo total valorizado de obra actualizada (liquidación técnica). Se considera que el proceso de recepción. que comprende todos los gastos realizados en el pago de mano de obra. como miembro asesor. mediante el cual una obra o proyecto. materiales de consumo (incluyendo la utilización de saldos de otras obras y la deducción del saldo actual de almacén. liquidación y transferencia es un:  Proceso Normal. Liquidación y Transferencia de Obras.       2. cuando las acciones y actividades de dicho proceso se realizan por las personas y órganos competentes cumpliendo los requisitos.  El Subgerente de Desarrollo Urbano Rural. revisado. cuando el proceso de recepción. Liquidación Financiera consiste en el procesamiento realizado para la verificación del movimiento financiero y la determinación del gasto financiero real de la obra o proyecto.  Proceso de Regularización. Liquidación y Transferencia de Obras al Titular de la Entidad para su aprobación mediante Resolución. maquinaria y equipo (alquilado o propio) y gastos generales atribuibles en la ejecución de la obra o proyecto. Liquidación Técnica consiste en el proceso de recopilación de la documentación sustentatoria para la consolidación técnico financiera con la cual se determinará el costo real de la obra o proyecto actualizado. avalado y remitido por la Comisión de Recepción. así como los de elaboración de liquidación y compromisos pendientes de pago (devengados). 2 . previamente liquidado. Liquidación y Transferencia de Obras de la Municipalidad provincial de chincheros. El Director de Supervisión.
DISPOSICIONES ESPECIFICAS Y PROCEDIMIENTO 1. 5. La Comisión anteriormente citada para el registro de los acuerdos tomados colegiadamente llevarán un Libro de Actas debidamente legalizado por un Notario Público de la localidad. los cuales no superarán el 2% de su valor referencial.  Acta de internamiento de materiales. conteniendo el acta o asiento de inicio de obra y el acta o asiento de término de obra. herramientas. liquidación o transferencia de obras o proyectos convocará inmediatamente a la Comisión para los fines pertinentes. 1 Una vez concluidos los trabajos de la obra o proyecto.1 ETAPA DE RECEPCION 1. LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA 1.  Cuaderno de almacén y de control del combustible. sin perjuicio de adoptarse las acciones legales contra los que resulten responsables de la falta de dichos documentos.  Acta de entrega y/o saneamiento del terreno.  Memorándum de designación del inspector de obra o del proyecto. liquidación y transferencia. La información exigida para el inicio de la liquidación y consolidación técnico financiera.  Perfil técnico y su Resolución Alcaldía de aprobación  Cuaderno(s) de obra legalizado(s). Los Perfiles y Expedientes Técnicos de obras y proyectos deben considerar una partida específica en su presupuesto para los gastos que demande el proceso de recepción. VI.  Informes mensuales de obra o del proyecto con la visación del inspector.1. etc. según corresponda. cada vez que se presente un caso de recepción. 3 . 3. 2. El Presidente de la CRLTO.  Expediente técnico (Plan de Trabajo en caso de proyectos) y su Resolución Alcaldía de aprobación.  Informe final de obra o proyecto (Anexo 01: Informe Final).1. dejará constancia de ello en el Cuaderno de obra y solicitará por escrito mediante informe dirigido al Subgerente de Obras la recepción y la presencia de la CRLTO para levantar el acta de recepción de obra sin observaciones.  Certificado de control de calidad del tipo de obra. según corresponda. 4. deberá estar de acuerdo con los ítems que se indican a continuación:  Memorándum de designación del residente de obra o responsable del proyecto. DEL PROCESO NORMAL DE RECEPCION. NEA.  Acta de recepción de obra o proyecto sin observaciones. equipo. se llevará a cabo la liquidación y la recepción de oficio. teniendo el Presidente voto dirimente en caso de empate. conforme a lo indicado en la presente directiva. 6.  Control de tiempo mensual del personal asignado a la obra o al proyecto. el residente. Tratándose de obras que no cuenten con suficientes documentos sustentatorios de gasto para determinar el valor de liquidación y proceder a su recepción. Las decisiones de dicha Comisión se toman por mayoría simple.
2 ETAPA DE LIQUIDACION 1. a través del sub gerencia de Desarrollo Urbano Rural.2. fecha y hora en que se llevará a cabo dicho acto. fecha y hora fijados.1. Concluida la recepción de la obra o proyecto. residente (o responsable del proyecto) y el original se anexa al Informe Final el cual deberá elaborarse conforme al Anexo 01: Informe Final. 1. quien elaborará la Liquidación Financiera en concordancia con el Anexo 03: Resumen de Gasto Financiero. El Subgerente de Liquidaciones. según el Anexo 03: Acta de Recepción de Obra.Es requisito necesario para solicitar la recepción contar con el Informe Final de Obra o proyecto con la firma del Inspector en cada uno de sus folios. dentro de los plazos establecidos por las disposiciones legales.1. 2 1. que la Subgerencia de Liquidaciones proceda a elaborar el expediente de liquidación técnicofinanciera. y levantamiento del Acta de Recepción sin Observaciones. a su Jefe Inmediato solicitando la presencia de la CRLTO para la recepción. Para el caso de los proyectos el responsable asimismo al término del proyecto elevará el Informe Final. procederán a la verificación de los trabajos ejecutados y levantamiento del Acta de Recepción. 3 Constituidos el residente y la CRLTO en el lugar.2. una 4 1. De encontrarse observaciones que no requieran gastos adicionales. dentro de los dos días siguientes. a la CRLTO para la fijación del lugar. 1. adjuntando la documentación mencionada. mediante memorándum designa a un liquidador de obra para que realice la consolidación técnico-financiera. que no deberán exceder de los diez días siguientes de recibida la comunicación. dentro de los cinco días de recibida la solicitud del residente. 1 Contando con el Acta de Recepción de Obra sin Observaciones y el Informe Final. una copia se anexa al expediente de liquidación para la transferencia. 3 . el Jefe Inmediato comunicará el pedido de recepción del proyecto a la CRLTO para los fines señalados en el párrafo anterior. de acuerdo al Anexo 02: Plantilla de Liquidación Técnico-Financiera. 4 1. el Sub gerencia de Desarrollo Urbano Rural dispondrá.2. En el caso de proyectos.1. se dará un plazo de cinco días hábiles para su absolución. al día hábil siguiente de la recepción. El original servirá para tramitar la rebaja de la Cuenta Construcciones en Curso por parte de la Dirección de Finanzas. Luego de consolidada la liquidación técnico-financiera será presentada en original y dos copias. el Presidente de la CRLTO. la cual será elaborada en original y cinco copias que serán distribuidas a los integrantes de la CRLTO. visado por el Inspector. informará por escrito al sub gerencia de Desarrollo Urbano Rural de todo lo actuado adjuntando el original del Acta de Recepción y el Informe Final. 2 El Unidad de Obras eleva dicho informe. debidamente visadas por ambos liquidadores. 1. luego de recepcionar la documentación. mediante memorándum. en coordinación con el liquidador financiero que es designado con el mismo documento.
5 1. 1. 3 . el valor de liquidación de lo transferido. En la fecha fijada se realizará el acto de transferencia definitiva con la presencia de ambas comisiones. una copia para la autoridad local. 1. una copia para adjuntar al expediente de transferencia al sector) elaborada según el Anexo 04: Acta de Transferencia Patrimonial.3. formalizándose y solicitando la Resolución de designación de la Comisión receptora del sector mediante oficio del Titular de la entidad. La CRLTO a continuación solicitará la aprobación por Resolución del expediente de liquidación. 6 1. a través de la Subgerencia de Desarrollo Urbano Rural. a efectos de proceder a descargar de las cuentas contables del Activo y de Patrimonio.3. a través de la Subgerencia de Desarrollo Urbano Rural la rebaja de la Cuenta Contable Construcciones en Curso. Recibida la copia de la resolución de aprobación acompañada del expediente de liquidación (original y copias).2. y coordinará con la CRLTO para la realización de la transferencia definitiva al sector correspondiente. fecha y hora para la realización de la transferencia al sector correspondiente. dejándose constancia de la decisión de aprobación de dicho expediente en el Acta correspondiente.copia para el Archivo General de la institución. 4 Luego de recibir el Expediente de Liquidación el Subgerente de Liquidaciones remitirá una copia a la Dirección de Finanzas para que se proceda a realizar la revisión y cruce de información en el Área de Integración Contable Presupuestal y Financiera. La Subgerencia de desarrollo urbano rural derivará este pedido a la Dirección Municipal de Asesoría Jurídica acompañando el original y las dos copias. de la Municipalidad Provincial de Chincheros. una copia para cada Comisión. 9 1. a coordinar el lugar. contando con el aval correspondiente se remitirá a la Subgerencia de Desarrollo Urbano Rural para ser presentado a la CRLTO. 7 1. El Liquidador Técnico deberá implementar un cuadro de balance total versus el Costo real de la obra según el Anexo Nº 12. dentro de los dos días hábiles.2. La CRLTO hará llegar el original del Acta de Transferencia a la Subgerencia de Desarrollo Urbano Rural quien comunicará a su vez a la Dirección de Administración. entregándose la documentación correspondiente que constará en Acta (original y seis copias distribuidas como sigue: original y una copia para el Municipalidad. 8 1. 5 1. de aprobación del expediente de liquidación por la CRLTO se procederá.2. a través de las unidades orgánicas correspondientes. una copia para el beneficiario. La CRLTO luego de recibir el expediente procederá a la revisión y firma por parte de todos los integrantes en señal de conformidad. la Subgerencia de Liquidaciones solicitará.3.2.2.2. 2 1. 1 Inmediatamente después de conocida la Resolución de Alcaldía.3 ETAPA DE LA TRANSFERENCIA 1.
03 y 04 deberán ser adecuados a la naturaleza del mismo. LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA Y LIQUIDACION DE OFICIO 2. la Dirección de Administración. 2. debidamente sustentada. los formatos indicados en los anexos 02.1. son responsables del cumplimiento de lo dispuesto en la presente directiva. La unidad de Supervisión y demás unidades ejecutoras de proyectos.  Las situaciones no contempladas por la presente directiva serán resueltas por la Comisión de Recepción. RESPONSABILIDAD La Subgerencia de Desarrollo Urbano Rural. VII. a través de sus jefaturas. que no constituyan obras. la que presentará a la Subgerencia de Desarrollo Urbano Rural desarrollo urbano rural la relación de obras. proyectos y adquisición de equipos a los sectores correspondientes. 4 De acuerdo a la naturaleza de la obra o proyecto la CRLTO en pleno se reunirá a fin de resolver las transferencias parciales o definitivas de las obras. 6 . 2.2 Con la autorización de la Unidad de Liquidaciones procederá a la realización de la liquidación de oficio teniendo en consideración los procedimientos y requisitos contemplados en la Ley Nº 27171 y su reglamentación. Liquidación y Transferencia de Obras. el titular de la entidad podrá autorizar la contratación de instituciones privadas especializadas para tal fin. para tramitar la autorización de la Gerencia Municipal.3. DEL PROCESO DE REGULARIZACION DE RECEPCION. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  Para la ejecución de las liquidaciones de oficio. VIII.  Para el caso de los proyectos.1 La liquidación de oficio será tramitada a pedido de la Unidad de Liquidaciones.
VII.E. Cuadro de movimiento de materiales. Observaciones. c) Documento de designación del Inspector del proyecto. de ser el caso. II. de aprobación del Programa de Inversiones. Documentos que deben acompañar al Informe Final: (lo indicado en los literales a) a l) del numeral 8 de las Disposiciones Generales) V. La documentación del Informe Final de Obra será presentada en un file debidamente foliado. a excepción de: el Expediente Técnico. Cuaderno de obra. Relación de bienes patrimonizados del proyecto correspondiente al periodo de ejecución del proyecto. VIII. B) Estructura del Informe Final de Proyecto I.R. d) Plan de Trabajo o Perfil Técnico aprobado por R. IX. Informes mensuales de avance de metas Panel de fotos.R. conclusiones y recomendaciones. IV. VIII. Generalidades y antecedentes Memoria descriptiva de los trabajos ejecutados Comparativos de metrados programados y metrados finales (Anexo 06) Presupuesto de ejecución real de la obra o proyecto:  Presupuesto valorizado del expediente técnico (Anexo 5)  Presupuesto adicional valorizado en mayores metrados  Actividades ejecutadas no programadas (Anexo 15)  Deductivo por aporte comunal  Aportes valorizados del convenio (Anexo 7)  Aportes valorizados de saldos patrimoniales (Anexo 9)  Resumen de aporte de maquinaria y equipo (Anexo 10)  Aporte de personal de planta  Deductivos por internamiento de saldos de materiales y herramientas al almacén patrimonial (Anexo 8)  Resumen de aportes y deductivos (Anexo 11) Metrados adicionales y sustento técnico. Observaciones. VII. conclusiones y recomendaciones. VI. IX.E. 7 . Planos de replanteo con la visación del residente e inspector. Perfil Técnico. e) Expediente administrativo: Informes mensuales. durante y final de obra o proyecto.R. evaluaciones trimestrales. Generalidades y antecedentes Memoria descriptiva de los metas ejecutadas Comparativos de metas programadas y metas finales Presupuesto de ejecución real de gasto del proyecto Metas adicionales y sustento técnico. IV.Anexo 01 Informe Final A) Estructura del Informe Final de Obra I. Documentos que deben acompañar al Informe Final: a) R. b) R. semestrales y anuales. X. Cuaderno de almacén y control de combustible. III. Panel de fotos: antes. de designación del responsable del proyecto. y.E. III. V. II. VI. NOTA: Toda la información presentada contará con el aval del Inspector para su tramitación.
8 .NOTA: Toda la información presentada contará con el aval del Inspector para su tramitación. La documentación del Informe Final del Proyecto será presentada en un file debidamente foliado.
2 3. DOCUMENTACION TECNICA SUSTENTATORIA 6. MEMORIA DESCRIPTIVA 1. 5 3. 1 1. 2 2. 1 Presupuesto analítico 3. 2 1.Anexo 02 Plantilla de Liquidación Técnico-Financiera 1. LIQUIDACION FISICA-TECNICA 2. OBSERVACIONES.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 4. 3 Metrados finales de obra y cuadro de valorización de metrados Evaluación técnica Saldo inventario de materiales y herramientas 3. 3 Observaciones Conclusiones Recomendaciones 5. 2 4. 4 3. Informacion presupuestal 1 3. 3 1. 1 2. Gastos directos 9 . Información financiera 2 Gastos directos y gastos indirectos Consolidado de la ejecución presupuestal del gasto por partida genérica y especifica Consolidado de la ejecución financiera del gasto por partida genérica y especifica Resumen del gasto presupuestal anual (anexo 14) Resumen de informacion presupuestal y financiera (anexo 13) 3.1. ANEXO 6. 3 3. 6 4. 1 4. 4 Generalidades Base legal Antecedentes Descripción del proyecto 2. LIQUIDACION FINANCIERA 3.
4 Gastos indirectos Copia del convenio (de corresponder) Fotografías del inicio. ejecución y término (si corresponde). Anexo 03 ACTA DE RECEPCION DE OBRA Entidad Ejecutora del Proyecto Entidad Ejecutora Proyecto Cadena Funcional Obra Modalidad de Ejecucion Fuente de Financiamiento Ubicación : : : : : : Administración Directa : : Region Provin cia Distrit o Localid ad : : : : : : : : : : Presupuesto Programado Presupuesto Ejecutado Inicio de Obra Financiamiento Inicio de Obra Fisico Fecha de Termino Fecha de Acta 10 . 2 6. 3 6.1 6.
........ de la Provincia de ……………………………................................”.. se procedió a hacer la Recepción Física de la Obra antes descrita para cuyo efecto la Comisión verificó la ejecución de todos los trabajos efectuados de acuerdo a las especificaciones técnicas.-MPCH........................................ dejando constancia que el Acta consta de (...... horas del día .......... de.............................. Ing° ..R........................................ Director de Supervisión 11 ......................... se especifican más detalladamente en el Expediente Técnico de la Obra................... localidad de ........................................... previa verificación del cumplimiento de lo establecido en los planos de replanteo y especificaciones técnicas del Informe Final y el Expediente Técnico.. integrada por los siguientes funcionarios y servidores: Ing° ...... CPC ........................... en señal de conformidad................. Estando de acuerdo las partes firman la presente Acta................................................. Subgerente de Obras Director de Finanzas .... de fecha ..........R............. Subgerente de Liquidaciones................. de acuerdo al siguiente detalle: DESCRIPCION DE LA OBRA: Se deberá indicar una memoria resumen técnica y detallada de la Obra ejecutada META FISICA: Programada: Se debe de anotar la meta física del Expediente Técnico aprobado vía R.... Sub gerencia de Desarrollo Urbano Rural Subgerente de Liquidaciones ........del 20............. se reunieron la Comisión de Recepción..... Sub Gerente de Desarrollo Urbano Rural y Presidente de la Comisión.... Reunidos con la finalidad de hacer la Recepción Física de la Obra anteriormente citada ................... Las partidas ejecutadas descritas... Director de Supervisión y asesor técnico....... Liquidación y Transferencia de Obras de la Municipalidad Provincial de Chincheros.... en original y cinco copias............................................... de la otra parte el Residente de Obra Ing° ......-20.... demostrando todas las partidas programadas (Según Expediente Técnico) y ejecutadas (planos de replanteo).............................. y........................................ Ejecutada: Se debe de indicar las metas físicas ejecutadas cuantificadas e incluir los trabajos adicionales con cargo a la Obra............................................ de la Región Moquegua..................... Sub Gerente de Obras.......... POR LA COMISION DE RECEPCION DE OBRAS DEL G.........E......................... del 20............... del Distrito de ....... responsable técnico-financiero y Secretario de la Comisión............. Iniciado el acto de recepción........ designada por Resolución Alcaldía Nº ............. MOQUEGUA ..... Director de Finanzas y responsable financiero.............. ...En el lugar de ubicación de la obra “. de .................. siendo las ..... del Informe Final............) paginas............. y el Inspector de Obra Ing° ....... Ing° ....................... por lo que la Comisión recibe la obra SIN OBSERVACIONES..... Ing° ........
........... Residente de Obra Inspector de Obra Chincheros..... de ................................................... ..........................POR LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LA OBRA ............................ del 20…........ 12 .................
................. y Sr.... ................................... ........ siendo las ........... del Distrito de ... Director de Finanzas y responsable financiero........................................ de la Provincia de ……………………………... Reunidos con la finalidad de realizar la Transferencia Patrimonial de la Obra anteriormente citada...... . ...... . ....... Sr...................... para lo cual se adjunta: 1.................... de la Obra: 13 .......... la Comisión encargada procedió a hacer la entrega física de la Obra....... localidad de ... de fecha ..... ... .. Nº............ .......... 2...-20……-MPCH. designada por Resolución Alcaldía Nº........... ...... .. Ing... ................. Responsable de Transferencia... del 20…................................. ... . .................... .............”... de la otra parte la Comisión de Recepción de……………………………. según los términos siguientes: PRIMERO: La Transferencia Patrimonial ”.................... ...Anexo 04 ACTA DE TRANSFERENCIA PATRIMONIAL Sector Proyecto Cadena Funcional Obra Ubicación : : : : : Region Provin cia Distrit o Localid ad Modalidad de Ejecucion : Fuente de : Financiamiento Inicio de Obra : Fecha de Termino : Receptor : Fecha de Acta : : : : : En el lugar de ubicación de la obra “. Responsable de Transferencia.. ..E.................. ....... integrada por los siguientes funcionarios: Ing . Expediente Técnico original completo....... Ing.................. designada por resolución del sector .............. .. ...............R....... previa verificación del cumplimiento de lo establecido en los planos de replanteo y especificaciones técnicas del Informe final y el Expediente Técnico...... CPC...................... Iniciado el acto.............. y.... horas del día ..................... de........ Sub Gerente de Obras y responsable técnico................ Liquidación y Transferencia de Obras de la Municipalidad Provincial de Chincheros..................... de .......................... Ing.................... Informe Final adjuntando lo indicado en el Anexo 01: Informe Final 3.. ................... ............ se reunieron la Comisión de Recepción..................... ....... de la Región Moquegua.............................. ....del 20…….... Subgerente de Liquidaciones.... .................. ....”.................... con copia de la R. ............................ Sub gerencia de Desarrollo Urbano Rural y Presidente de la Comisión... Director de Supervisión y asesor técnico................... responsable técnico-financiero y Secretario de la Comisión.. ....... ........... ..........................-2004-GR/MOQ. ...... ........... ....................... ............. Copia de la liquidación técnico-financiera y su resolución de aprobación..............
........... Director de Supervisión POR LA COMISION DE RECEPCION DE LA ENTIDAD ................................................................................. dejando constancia que el Acta consta de (......... 14 ............................ conservación y mantenimiento............................................ de .......................... del 20.................. que consta de la Memoria Descriptiva de la obra ejecutada........................................ a partir de la fecha.... toda responsabilidad...................................... será a cargo de la Entidad ................... Se hace la Transferencia Patrimonial de la Obra:”......................................................................................... Subgerente de Obras Director de Finanzas ........ en señal de conformidad....................................... Estando de acuerdo las partes firman la presente en original y seis copias............................................ POR LA COMISION DE TRANSFERENCIA DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS ...... Responsable de Transferencia Responsable de Transferencia ..SEGUNDO: La Transferencia Patrimonial y entrega física de la Obra se oficializa a través de la presente Acta............. la institución receptora responderá legalmente ante las instancias pertinentes....................... Chincheros....................... TERCERO: Recibida la Obra...................... ...) paginas.................... Sub gerencia de Desarrollo Urbano Rural Subgerente de Liquidaciones ....... CUARTO: En caso de incumplimiento del punto anterior............................................. ........................................................................... derecho y obligaciones que compete a la Obra transferida en cuanto se refiere a su administración......................................................
OBSERV. : ASIG. PARCIAL TOTAL S/. U. de …….…………………. 15 . (*) TOTAL APORTE COMUNAL S/. : MES/AÑO : ITEM DESCRIPCION U CANT P. : FTE. MANO DE OBRA Y OTROS PROYECTO : UBICACION : VALOR REF. FTO. del 2. Elaborado Por: (*) De Ser el Caso se Anotará el Documento que Sustente el Descargo Aportado TOTAL DE APORTE VALORIZADO S/. PPTAL. MATERIALES. HERRAMIENTAS.ANEXO Nº 07 CUADRO DE APORTES VALORIZADOS DEL CONVENIO MAQUINARIA/EQUIPO.00 …. Chincheros.
Documents Similar To Directiva MPCH-2009 RLT
SUPERVISIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA ehc 2012 (Ing. Enrique Huaroto).pptx
LIQUIDACIÓN TÉCNICA.docx
PPC_PROCESO_15-15-4344045_241319011_16878997
Edison Castro Ariza
Procedimiento correcto a seguir para aprobar una liquidación de una obra
Elizabeth Sepulveda_sem.3 Mat. Fin.
EXPOSICION AUDITORIA GUBERNAMENTAL
Ferguson Budget

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución