Source: http://docplayer.it/1169087-Bilancio-partecipativo.html
Timestamp: 2018-02-20 20:25:04+00:00

Document:
Bilancio Partecipativo - PDF
Download "Bilancio Partecipativo"
1 Comune di Mira Città d Arte Bilancio Partecipativo Anno 2015
2 SETTORE 4 Lavori Pubblici e Infrastrutture Edilizia Pubblica Protezione civile, Cimiteri, Impianti sportivi, Espropri Strade, Mobilità, Arredo urbano ed Ecologia Segreteria Lavori Pubblici
3 Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture Dirigente Arch. Cinzia Pasin Servizio Edilizia Pubblica Responsabile Ing. Franca Barbiero Edilizia Pubblica Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) Servizio Protezione civile, Cimiteri, Impianti sportivi, Espropri Responsabile Geom. Sabrina Zabotto Protezione civile Gestione tecnica dei Servizi Cimiteriali Impianti sportivi Patrimonio Espropri Sevizio Strade, Mobilità, Arredo urbano ed Ecologia Responsabile Ing. Alberto Franceschini Strade, mobilità e arredo urbano Ecologia
4 Superficie del Comune di Mira circa 100 Km² Abitanti circa Superficie delle aree verdi circa m²
5 Le aree verdi del Comune di Mira m² Mira Taglio Via Gramsci Mira Taglio Via Confalonieri Oriago Riviera San Pietro Mira Taglio Parco delle Rimembranze - Parco Villa dei Leoni (oggetto a vincoli particolari) Mira Taglio Via Verga Mira Porte Verde Via Bernini Mira Porte Verde Via Borromini Mira Taglio Verde Via Bucintoro Mira Porte Verde Via L.B. Alberti Mira Taglio Verde Via Cimitero Mira Taglio Parco Valmarana Mira Taglio Ex Campo sportivo Rugby (area oggetto di numerose manifestazioni nell arco dell anno)
6 Mira Taglio Villa Levi Morenos (oggetto a vincoli particolari) Mira Porte Aree Verdi tra Via Pertini e Via Bernini Mira Taglio Verde Via Pavese Porto Menai Area Via Ciardi (Via San Bruson) Dogaletto Verde Via Bastie Dogaletto Marano P.zza Marano P.zza Vecchia Via Del Curano P.zza Vecchia Verde Viale L.Da Vinci Malcontenta Area Verde Lago di Vico Oriago Via Lago Vittoria Oriago Parco G.Gazzetta - Via Sabbiona Oriago Verde M.te Catino - Per Alba
7 Scuole Materne d Infanzia Arcobaleno Gianni Rodari I.Calvino Il Girasole Mira 2 Circolo Mira I Circolo Mira Porte Piazza Vecchia Villa Lenzi
8 Scuole Elementari (Primarie) Carlo Goldoni E.Morante E. De Amicis G. Parini Giacomo Leopardi Ippolito Nievo Ugo Foscolo S.Pio X (Paritarie) S. D.Savio (Paritarie) Rudolf Steiner (Paritarie)
9 Scuole Medie Secondarie di I grado Giacomo Leopardi G.Galilei F.Petrarca D.Alighieri San Domenico Savio (Paritaria) Rudolf Steiner (Paritaria)
10 Competenze del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture Realizzazione del Programma Opere Pubbliche Manutenzione Ordinaria e Straordinaria del Patrimonio Comunale: Strade, Segnaletica stradale orizzontale e verticale, Aree verdi, Arredo Urbano, Ponti, etc Edilizia Scolastica, Edilizia Pubblica, Impianti Pubblica illuminazione Cimiteri, Impianti sportivi, etc Progettazione, Direzione Lavori ed esecuzione di Opere Pubbliche Gare appalto per l affidamento realizzazione lavori pubblici Progettazione, Manutenzione e Gestione dei consumi Pubblica illuminazione Progettazione, Manutenzione e Gestione del calore Compiti in materia di contenziosi con le ditte esecutrici (risoluzioni contrattuali, risoluzioni bonarie, ecc...)
11 Edilizia Scolastica
12 Edilizia Pubblica
13 Strade, Piste ciclabili, Arredo urbano
14 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
15 Impianti di pubblica illuminazione
16 Lavori di Difesa Idraulica
17 Ponti e Briccole
18 Il numero dei ponti levatoi e/o girevoli è 11: Ponte Malcontenta Ponte in Via Sabbiona Ponte Piazza Mercato Passerella Oriago Centro Ponte Piazza Mercato Ponte Valmarana Passerella Valmarana (Vicino al Parco) Ponte ex Mira Lanza Ponte Mira Taglio Ponti fissi: Passerella Mira Taglio Ponte Battaggia a Marano Ponte Novissimo Passerella di Mira Passerella SR11 Briccole di protezione dei manufatti pontili numero circa 80 suddivise in: briccole singole briccole doppie briccole triple
20 Cimiteri
21 Aree Verdi
22 Manutenzione ordinaria (Testo Unico dell'edilizia D.P.R. n. 380/2001) Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli concernenti le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
23 Manutenzione straordinaria (Testo Unico dell'edilizia D.P.R. n. 380/2001) Gli interventi di manutenzione straordinaria sono quelli concernenti la realizzazione di opere o modifiche per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici esistenti e la realizzazione e l'integrazione di servizi igienico sanitari e tecnologici (es. consolidamento solai o scale di sicurezza, la demolizione e ricostruzione di pareti divisorie, sostituzione di infissi esterni, adeguamento di opere accessorie come canne fumarie, centrali termiche, ascensori etc...)
24 Programmazione dei Lavori Pubblici Normativa di riferimento Art. 128 DLgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture Art. 13 DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Dlgs 163/2006) Decreto 11 novembre 2011 Ministero preventivo delle Infrastrutture e dei Trasporti L'attività di realizzazione di lavori superiori a si svolge sulla base di un Programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali che le Amministrazioni predispongono e approvano. L Elenco annuale predisposto dalle Amministrazioni dev'essere approvato unitamente al Bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati.
25 Programmazione dei Lavori Pubblici L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata a quanto segue: Per i lavori di importo inferiore ad alla previa approvazione di uno Studio di fattibilità Per i lavori di importo superiore ad alla previa approvazione della Progettazione preliminare I lavori di importo inferiore a sono inseriti nel Piano finanziario Lavori Pubblici Ulteriori Investimenti con indicazione della copertura finanziaria.
26 Il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) Art. 10 Dlgs 163/2006 Codice dei Contratti Il Responsabile Unico del Procedimento svolge tutti i compiti relativi alle diverse fasi del procedimento dalla Progettazione al Collaudo dell Opera Pubblica
27 Progettazione di Lavori Pubblici Si articola secondo 3 livelli: Progettazione Preliminare Progettazione Definitiva Progettazione Esecutiva al fine di assicurare la qualità dell'opera, la conformità alle norme ambientali e urbanistiche e il soddisfacimento dei requisiti essenziali definiti dalla normativa.
28 Progettazione Preliminare Prima fase di definizione delle caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire (art. 93 Dlgs 163/2006 e art. 17 D.P.R. 207/2010) a) relazione illustrativa; b) relazione tecnica; c) studio di prefattibilità ambientale; d) studi necessari per un adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate; e) planimetria generale e elaborati grafici; f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2; g) calcolo sommario della spesa; h) quadro economico di progetto; i) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.
29 Progettazione Definitiva Seconda fase redatto sulla base del Progetto Preliminare contenente tutti gli elementi necessari per l'acquisizione dei vari pareri (Soprintendenza, Genio Civile, ULSS etc.) (art. 93 Dlgs 163/2006 art. 24 D.P.R. 207/2010) a) relazione generale; b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche; c) rilievi plano altimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico; d) elaborati grafici; e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale; f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all articolo 28, comma 2, lettere h) ed i); g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze; i) piano particellare di esproprio; l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; m) computo metrico estimativo; n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; o) quadro economico con l indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera n).
30 Progettazione Esecutiva Terza fase redatto sulla base del Progetto Definitivo e definisce compiutamente ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico dell'intervento da realizzare. (art. 93 Dlgs 163/2006 art. 25 D.P.R. 207/2010) a) relazione generale; b) relazioni specialistiche; c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale; d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; e) piano di manutenzione dell opera e delle sue parti; f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera; g) computo metrico estimativo e quadro economico; h) cronoprogramma; i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto; m) piano particellare di esproprio.
31 Quadro economico Viene predisposto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di Progettazione A. Lavori a base d'asta Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta B. Somme a disposizione dell'amministrazione Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto Rilievi, accertamenti indagini Allacciamento ai pubblici servizi Imprevisti Acquisizione aree o immobili Spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori,coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo spese per attività di consulenza o di supporto; Eventuali spese per commissioni giudicatrici; Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; I.V.A ed eventuali altre imposte. Totale importo di Progetto
32 Procedure di scelta del contraente I lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante Contratti d Appalto Per l'individuazione degli operatori economici le Stazioni Appaltanti utilizzano Procedure Aperte, Ristrette o Negoziate
33 Manutenzione straordinaria Importo intervento inferiore a ,00 Inserimento intervento nel Piano Finanziario 2015 Ulteriori Investimenti con individuazione delle risorse e relativa copertura; Individuazione del Responsabile Unico del Procedimento; Incarico e redazione della Progettazione Preliminare,Definitiva ed Esecutiva, del Direttore Lavori e del Responsabile della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione; Indizione di gara d'appalto; Aggiudicazione dei lavori e stipula del contratto; Esecuzione dei lavori; Redazione contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione; Liquidazione finale della ditta aggiudicatrice
34 Ipotesi QUADRO ECONOMICO Manutenzione Straordinaria Importo a base d asta Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d asta) TOTALE LAVORI A BASE D ASTA Somme a Disposizione dell Amministrazione Imprevisti Spese tecniche 763 Spese tecniche sicurezza IVA sui lavori IVA Spese tecniche 286 TOTALE IMPORTO PROGETTO
35 Edilizia Scolastica??? Aree verdi??? Barriere architettoniche??? Edilizia Pubblica??? Illuminazione Pubblica??? Strade piste ciclabili arredo urbano??? Impianti sportivi??? Difesa idraulica??? Layout e realizzazione: Arch. Cinzia Pasin

References: Art. 128
 Art. 13
 Art. 10
 art. 17
 art. 24
 articolo 28
 art. 25
 articolo 100