Source: http://www.przetargi.egospodarka.pl/560093956_Realizacja-strategii-niskoemisyjnej-na-obszarze-Powiatu-Namyslowskiego-polegajaca-na-wyprowadzeniu-indywidualnego-ruchu-samochodowego-z-miasta-Namyslowa-poprzez-zaprojektowanie-i-wybudowanie-infrastruktury-d_2019_2.html
Timestamp: 2019-05-22 09:54:58+00:00

Document:
"Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Powiatu Namysłowskiego", polegająca na wyprowadzeniu indywidualnego ruchu samochodowego z miasta Namysłowa poprzez zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego wraz z miejscami postojowymi. - Przetargi.eGospodarka.pl
eGospodarka.pl › Przetargi	› Przetargi Namysłów	› "Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Powiatu Namysłowskiego", polegająca na wyprowadzeniu indywidualnego ruchu samochodowego z miasta Namysłowa poprzez zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego wraz z miejscami postojowymi.
Ogłoszenie nr 560093956-N-2019 z dnia 14-05-2019 r.
Namysłów: "Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Powiatu Namysłowskiego", polegająca na wyprowadzeniu indywidualnego ruchu samochodowego z miasta Namysłowa poprzez zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego wraz z miejscami postojowymi.
Należy wskazać projekt/program: "Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Powiatu Namysłowskiego" w ramach pro-jektu "Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Wojewódz-twa Opolskiego" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej: III Gospodarka niskoemisyj-na, Poddziałanie: 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020. Konkurs nr RPOP.03.01.01-IZ.00-16-001/16.
Numer ogłoszenia: 519060-N-2017
Numer ogłoszenia: 111417-2017
IZM.I.272.31.2017.MA
1.	Przedmiot zamówienia : "Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Powiatu Namy-słowskiego" w ramach projektu "Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subre-gionu Północnego Województwa Opolskiego" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej: III Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie: 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach su-bregionalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020. Konkurs nr RPOP.03.01.01-IZ.00-16-001/16. 2.	Inwestycja opisana w pkt. 1 polega na wyprowadzeniu indywidualnego ruchu samocho-dowego z miasta Namysłowa poprzez zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego wraz z miejscami postojowymi. 3.	Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie programem funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik do SIWZ, specyfikacją istotnych warunków zamówienia opraco-wanymi dla potrzeb niniejszego zamówienia oraz wytycznymi do działania określonego w pkt. 1, obowiązującymi przepisami i normami, sztuką budowlaną, zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 4.	Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 2.1.	Wykonanie czynności i opracowań przygotowawczych do sporządzenia doku-mentacji projektowej: 1)	aktualna mapa do celów projektowych, 2)	koncepcja techniczna. 2.2.	Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie: 1)	dokumentacja hydrogeologiczna dla niniejszej inwestycji w niezbędnym zakresie (na-leży przyjąć min. 3 odwierty badawcze na każdy kilometr), 2)	Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zmianami) wraz z przygotowaniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia oraz uzyskaniem wszystkich niezbędnych zgód, uzgodnień, wytycznych, opinii, 3)	operaty wodnoprawne dla przejść nad rzekami i rowami, 4)	dokumentacja wykonawcza dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne wyko-nawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budow-lanego. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków za-twierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Dokumen-tacja będzie przygotowana z podziałem co najmniej na branże: *	projekt zagospodarowania terenu, *	projekt drogowy, *	inne projekty, które podczas ustaleń z Zamawiającym uznane zostaną za niezbęd-ne do prawidłowego wykonania zadania w tym projekty uwzględniające przebu-dowę pozostałych obiektów i sieci kolidujących. 5)	specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 6)	przedmiary robót, 7)	plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 8)	projekt czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem, 9)	projekt docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem, oraz dokumenty porealizacyjne obejmujące: 10)	dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, 11)	geodezyjny operat powykonawczy, 12)	protokoły sprawdzeń i badań, 13)	kompletny wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia robót przez Zamawiającego. 2.3.	Wykonanie robót budowlanych w zakresie: 1)	Prace rozbiórkowe: ?	rozbiórka istniejących nawierzchni, ?	usunięcie drzew, krzewów i pozostałej kolidującej zieleni, ?	usunięcie i przebudowa kolidujących instalacji, ?	usunięcie warstwy humusu, wywóz humusu i jego tymczasowe składowanie. 2)	Roboty ziemne i odwodnieniowe. 3)	Usuniecie kolizji. 4)	Roboty drogowe: ?	wykonanie nowej nawierzchni dróg wzdłuż, których przebiegają ścieżki rowerowe (na całej długości i szerokości), ?	wykonanie podbudowy, ?	wykonanie nawierzchni, ?	wykonanie obrzeży i krawężników, ?	wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, ?	wykonanie miejsc postojowych dla rowerzystów wyposażonych m.in. w wiatę, stojaki na rowery, ławkę, kosz na śmieci), ?	wykonanie robót towarzyszących, ?	wykonanie pozostałych robót: *	uporządkowanie terenu budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektów naruszonych (odtworzenie dróg, chodników, skarp, rowów, humu-sowanie i realizacja zieleni), *	wszystkie inne niezbędne elementy (np. tablice informacyjne, elementy BRD). 2.4.	Sprawowanie nadzoru autorskiego. 5.	Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych. Dodatkowe kody CPV: 31523200-0 Trwałe znaki informacyjne. 34928472-7 Oznakowanie. 34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci. 39113600-3 Ławki. 39151100-6 Stojaki. 44112100-9 Wiaty. 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu. 45111250-5 Badanie gruntu. 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu. 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby. 45113000-2 Roboty na placu budowy. 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg. 45233124-4 Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych. 45233140-2 Roboty drogowe. 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg. 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych. 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg. 45233221-4 Malowanie nawierzchni. 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania. 45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej. 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych. 45233292-2 Instalowanie urządzeń ochronnych. 45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych. 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego. 71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania. 71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje. 71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe. 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 6.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy. 3.	Kontroli Zamawiającego w formie pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego, będą w szczególności poddane: a)	rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym ich zgodność z koncepcją przedstawioną w programie funkcjonalno-użytkowym; b)	projekty wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budow-lanych - w aspekcie ich zgodność z programem funkcjonalno-użytkowym, wymaga-niami Zamawiającego oraz warunkami umowy. 7.	Nie dopuszcza się wykonywania jakichkolwiek robót na placu budowy bez wcześniejsze-go uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia oraz bez wcześniej-szego wykonania prawidłowego, kompletnego oznakowania robót. Przedmiotowe ozna-kowanie należy wykonać na podstawie opracowanej przez Wykonawcę, uzgodnionej i za-twierdzonej Tymczasowej Organizacji Ruchu. 8.	Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć od-powiedni sprzęt i materiały do wykonywania przedmiotu zamówienia. 9.	Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami pra-wa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z przetargiem i w następ-stwie podpisania umowy. 10.	Wykonawcy są odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SIWZ wraz z jej dodat-kami, w tym również przedmiarem robót, dokumentacją techniczno-budowlaną, specyfi-kacją techniczną wykonania i odbioru robót, wszelkimi zmianami do SIWZ sporządzo-nymi w okresie przetargowym oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonanie robót. 11.	Wykonawcy są odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SIWZ wraz z jej załączni-kami, wszelkimi zmianami do SIWZ sporządzonymi w okresie przetargowym oraz za uzy-skanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykony-wanie usług. 12.	Wymagany przez Zamawiającego min. okres gwarancji - 3 lata. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 3 lata, zostanie odrzucona jako niezgodna ze SIWZ. 13.	Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisa-nych w SIWZ i ofercie. 14.	Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 15.	Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 16.	Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/7 ustawy. 17.	Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należy-te wykonanie tego zamówienia. 18.	Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy żąda podania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i po-dania ich nazw (firm). Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwyko-nawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wy-branym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą). 19.	Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby wykonawca lub podwyko-nawca do wykonywania czynności określonych w przedmiocie niniejszego zamówienia za-trudniał osoby na podstawie umów o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłożenia przez Wykonawcę, umów o pracę z zatrudnionymi przez niego pracownikami. 20.	Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wyko-nawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 usta-wy Prawo Budowlane, tj. tych, które może wykonywać osoba pełniąca samodzielne funk-cje techniczne w budownictwie Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na wyżej wymienionych warunkach. Na potwierdzenie powyższego wymaga się, aby Wykonawca lub Podwykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy przedłożył Zamawiają-cemu: pisemne oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podsta-wie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wraz z wykazem osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przy realizacji za-mówienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności oświadczeń Wykonawcy lub Podwykonawcy (przedstawionych Zamawiające-mu według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do umowy) z osobami faktycznie wykonującymi czynności przy zamówieniu. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pi-semnego oświadczenia (według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do umowy) w terminie wskazanym jak powyżej będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ projekcie umowy. 21.	W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale pod-wykonawców, należy wpisać w formularzu "nie dotyczy" lub inne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony Zamawiający uzna, iż zamó-wienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawcy. 22.	Informacja o możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia na podsta-wie art. 151a ustawy: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na po-czet wykonania zamówienia. 23.	Miejsce realizacji zamówienia: teren działania Wykonawcy oraz drogi powiatowe: 1) DP 1101 O Namysłów - Przeczów; 2) DP 1103 O Namysłów - granica województwa dolno-śląskiego Syców; 3) DP 1102 O Namysłów - Smogorzów; 4) DP 1114 O Kamienna - Rychnów; 5) DP 1116 O Kamienna - Łączany i DP 1117 O Namysłów - Ziemiełowice; 6) DP 1125 O Pielgrzymowice - Namysłów i DP 1124 O - DP1125 O - Jakubowice.
II.4) Główny kod CPV: 45233162-2
34928472-7,
39151100-6,
44112100-9,
45111213-4,
45111250-5,
45233293-9,
71245000-7,
Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie: do 30.09.2018 r., z czego: ?	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi pozwoleniami do dnia: 15.11.2017 r. ?	Wykonanie pozostałych prac i robót budowlanych do dnia: 30.09.2018 r.
Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zmianami), § 12 umowy, pkt. 18.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pkt. IV.3) ogłoszenia o zamówieniu w BZP nr 519060-N-2017 z dnia 29.05.2017 r., wniosku Wykonawcy z dnia 13.09.2018 r. oraz protokołu konieczności z dnia 14.09.2018 r. zaistniała konieczność zmian w organizacji wykonania przedmiotu umowy, zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, zmiany terminu oddania Zamawiajacemu dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi - budowy ścieżki rowerowej na drodze powiatowej DP 1124 O na odcinku Dębnik Wilków wraz z wymaganymi pozwoleniami, zmiany terminu realizacji zamówienia oraz zmiany warunków płatności.
Podczas wykonywania zadania określonego w umowie nr IZM.I.273.171.2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. obejmującego "Realizację strategii niskoemisyjnej na obszarze Powiatu Namysłowskiego", stwierdzono, że zachodzi konieczność wprowadzenia zmiany terminu opracowania dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi pozwoleniami dla drogi powiatowej nr DP 1124 O na odcinku Dębnik - Wilków. Procedura ZRID dla drogi powiatowej nr DP 1124 O na odcinku Dębnik - Wilków znacznie spowolniła proces projektowy. Opóźnienia powstałe w uzyskaniu w/w decyzji wynikają z tego, że część właścicieli gruntów, które podlegają podziałowi, zamieszkuje poza granicami Polski i nie posiada w niej stałego miejsca pobytu, na który można wysyłać korespondencję. W znacznym stopniu utrudniony był kontakt z tymi osobami już na etapie przygotowywania przez geodetę projektów podziału nieruchomości. Pobranie materiałów do wykonania podziału działek, nastąpiło przez geodetę w dniu 14.12.2017 r., a w związku z utrudnionym kontaktem z właścicielami działek, odbiór map z projektami podziału został dokonany dopiero 28.03.2018 r. W związku z pismem Wydziału Architektury i Budownictwa, z dnia 22.06.2018 r. Wykonawca został wezwany do usunięcia braków we wniosku ZRID. Niezwłocznie przystąpiono do opracowania brakujących dokumentów. W dniu 28.06.2018 r. wystąpiono do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu celem uzyskania opinii koniecznej do skompletowania wniosku ZRID. W odpowiedzi, otrzymanej w dniu 10.07.2018r., nakazane zostało wykonanie operatu wodnoprawnego dla rozbudowywanej drogi powiatowej. Przygotowany operat wraz z wnioskiem o pozwolenie wodnoprawne został wysłany 03.08.2018 r. do PGW Wody Polskie. Zgodnie z zapisami art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.), Wykonawca miał otrzymać pozwolenie wodnoprawne w terminie do 30 dni, lecz do dnia dzisiejszego brak jest jakiejkolwiek odpowiedzi na jego wniosek. Sprawie nadano numer WR.ZUZ.5.421.550.2018. Powyższe okoliczności, jak również zbliżający się sezon zimowy uniemożliwiający realizację robót budowlanych, a w szczególności układanie nawierzchni, determinują przedłużenie terminu realizacji inwestycji związanej z fazą przygotowania ostatniej dokumentacji na rozbudowę drogi - budowę ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr DP 1124 O na odcinku Dębnik - Wilków, do dnia 31.05.2019 r., a jej realizację do 28.06.2019 r. Dodatkowo do dnia 11.09.2018 r., Wykonawca nie mógł również realizować prac na odcinku między Namysłowem a Ligotką, przy drodze powiatowej nr DP 1125 O. Wykonywanie prac było niemożliwe w związku z brakiem ostatecznej decyzji na wycinkę drzew przydrożnych (wniosek złożono w dniu 02.05.2018 r.), które uniemożliwiały wykonanie ścieżki zgodnie z projektem. Po otrzymaniu ostatecznej decyzji administracyjnej na wycinkę drzew, przystąpiono do ich usunięcia i dopiero można było wznowić realizację robót budowlanych na drodze nr DP 1125 O. Opóźnienie to ma wpływ na zakończenie robót budowlanych na 7 etapach ścieżek, na które Wykonawca posiada prawomocne zgłoszenia. W związku z powyższym, konieczne jest przesunięcie terminu odbioru częściowego 7 etapów ścieżek na dzień 10.10.2018 r.
1) W umowie nr IZM.I.273.171.2017 z dnia 30.06.2017 r. § 2 ust. 2 otrzymuje nastepujące brzmienie: "Termin oddania Zamawiajacemu 7 (siedmiu) etapów - 7 (siedmiu) dokumentacji projektowych wraz z wymaganymi pozwoleniami ustala się do dnia 30.06.2018 r. Dokumentacje projektowe będą wykonywane i oddawane sukcesywnie po uprawomocnieniu się decyzji o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, z czego ostatni etap zostanie wykonany i oddany do 30.06.2018 r. Termin oddania Zamawiajacemu 1 (jednego) etapu - 1 (jednej) dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi pozwoleniami, objętej procedurą ZRID, ustala się do dnia 31.05.2019 r. Dokumentacja projektowa będzie wykonana i oddana po uprawomocnieniu się decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej." 2) W umowie nr IZM.I.273.171.2017 z dnia 30.06.2017 r. § 2 ust. 3 otrzymuje nastepujące brzmienie: "Termin wykonania pozostałych prac i zakończenia robót w zakresie 7 (siedmiu) etapów - 7 (siedmiu) ścieżek pieszo-rowerowych ustala się do dnia 10.10.2018 r. Termin wykonania pozostałych prac i zakończenia robót w zakresie 1 (jednego) etapu - 1 (jednej) ścieżki pieszo-rowerowej objętej procedurą ZRID ustala się do dnia 28.06.2019 r." 3) W umowie nr IZM.I.273.171.2017 z dnia 30.06.2017 r. § 7 ust. 2 pkt. 2 otrzymuje nastepujące brzmienie: "wykonanie pozostałych prac i robót budowlanych 5.959.568,84 zł brutto (słownie złotych: pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysiecy pięćset sześćdziesiąt osiem 84/100), z czego: a)	za wykonanie 7 (siedmiu) etapów - 7 (siedmiu) ścieżek pieszo-rowerowych - 5.509.978,35 zł brutto, b)	za wykonanie 1 (jednego) etapu - 1 (jednej) ścieżki pieszo-rowerowej objętej procedurą ZRID - 449.590,49 zł brutto." 4) W umowie nr IZM.I.273.171.2017 z dnia 30.06.2017 r. §11 ust. 1 otrzymuje nastepujące brzmienie: "Strony ustalają, że rozliczenie za wykonane roboty odbędzie się na podstawie sześciu faktur VAT wystawionych po wykonaniu i odebraniu kolejnych elementów przedmiotu umowy." 5) W umowie nr IZM.I.273.171.2017 z dnia 30.06.2017 r. § 11 ust. 2 otrzymuje nastepujące brzmienie: "2. Faktury mogą być wystawione po odbiorze robót i pisemnym potwierdzeniu tego faktu w protokole odbioru, przez przedstawicieli Zamawiającego (Komisję odbioru): 1)	pierwsza faktura przejściowa po odebraniu 7 (siedmiu) dokumentacji projektowych wraz z wymaganymi pozwoleniami na kwotę z § 7 ust. 2 pkt. 1 lit. a) do g) umowy, 2)	druga faktura przejściowa (wystawiona w 2018 r.), po odebraniu 25% części zadania związanej z wykonaniem pozostałych prac i robót budowlanych w wysokości 25% kwoty z § 7 ust. 2 pkt. 2 umowy, 3)	trzecia faktura przejściowa po odebraniu 50% części zadania związanej z wykonaniem pozostałych prac i robót budowlanych w wysokości 25% kwoty z § 7 ust. 2 pkt. 2 umowy, 4)	czwarta faktura przejściowa po odebraniu 75% części zadania związanej z wykonaniem pozostałych prac i robót budowlanych w wysokości 25% kwoty z § 7 ust. 2 pkt. 2 umowy, 5)	piąta faktura po odebraniu 7 (siedmiu) etapów - 7 (siedmiu) ścieżek pieszo-rowerowych na kwotę 1.040.301,72 zł brutto, 6)	szósta faktura końcowa po odebraniu 1 (jednej) dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi pozwoleniami objętej procedurą ZRID oraz po odebraniu 1 (jednego) etapu - 1 (jednej) ścieżki pieszo-rowerowej objętej procedurą ZRID na kwoty z § 7 ust. 2 pkt. 1 lit. h oraz z § 7 ust. 2 pkt. 2 lit. b umowy.
Przebudowa ogrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich
"Przebudowa drogi powiatowej nr 2303G na odcinku Rychnowo Żuławskie - Myszewko (Myszewo)"
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dalekie dz. nr 114 odcinka w km 0+000 - 1+000

References: art. 67
 art. 36
 art. 29
 art. 22
 art. 29
 art. 12
 art. 151
 art. 144
 art. 11