Source: https://delajusticia.com/2015/02/17/importantisimo-paso-jurisprudencial-adelante-la-caducidad-de-los-proyectos-de-obras/
Timestamp: 2017-01-20 13:51:11+00:00

Document:
Importantísimo paso jurisprudencial adelante: la caducidad de los Proyectos de obras - El rincón jurídico de José R. Chaves - delaJusticia.com
SiguienteDe jueces no humanos y las tonterías de Javier Marías
Importantísimo paso jurisprudencial adelante: la caducidad de los Proyectos de obras
JR Chaves	en 17 de febrero de 2015. Martes.
La Administración suele aprobar Proyectos de obras o de establecimientos de servicios. No suelen ser procedimientos sencillos y están jalonados de trámites, negociaciones, informaciones públicas, informes y reclamaciones varias. De ahí que normalmente se demora su aprobación final.
Además las paralizaciones de Proyectos de Obras y servicios han crecido en los últimos tiempos, ya que suelen ser reexaminados si cambia el color ideológico de los políticos tras los procedimientos electorales, unido a que en tiempo de crisis económica no suelen ser tan urgentes.
Ya que siempre hay terceros interesados en que determinados Proyectos de Obras paren, retiren o demoren (vecinos afectados, competidores, grupos ecologistas, etc), resulta interesante el criterio sentado por una reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que confirma la sentencia que declaraba la invalidez de la Resolución ministerial que aprobó definitivamente el proyecto de “Paseo Marítimo en la Playa de Marchamalo”, por apreciar la caducidad ante la dilatada tramitación temporal del mismo (dos años excediendo el plazo el plazo de seis meses, previsto en el art. 42.2 de la Ley 30/1992, para dictar una resolución expresa), con el consiguiente archivo y vuelta a la casilla de salida de todo el procedimiento. No olvidemos aquello de “procedimiento caducado, procedimiento muerto e incinerado”. Y así se rechaza la tesis del abogado del Estado relativa a que la dilación temporal por encima del plazo marcado en este procedimiento de oficio constituía una mera irregularidad invalidante. Veámoslo con detalle.
1. Recordemos que el instituto de caducidad ha sido el salvavidas de muchos que han sufrido sanciones, existiendo nutrida jurisprudencia precisando sus requisitos y efectos. Pero la caducidad se aplica a otros procedimientos no menos importantes. Así, la sentencia del Supremo citada refiere el importante dato de que ya se aplicaba supletoriamente el fenómeno de la caducidad a la contratación administrativa (STS 8 de Septiembre de 2010, para unificación de doctrina).
Ahora, el hallazgo de esta sentencia radica en extender el instituto de la caducidad a un procedimiento previo, el de aprobación de un Proyecto de Obras de los comprendidos en el art.105 de la Ley de Contratos del Sector Público.
2. En segundo lugar, trae a colación la aplicación supletoria de los plazos de caducidad y efectos fijados en la Ley 30/1992, de Administraciones Públicas. Al no existir una norma legal que establezca un plazo legal más amplio para la resolución de este procedimiento, es de aplicación supletoria en materia de contratación pública las disposiciones contenidas en la Ley 30/1992. En concreto el art.42.2: “2. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea.”
3. En definitiva, se rechaza la oposición de la abogacía del Estado que rechazaba la aplicación de tal plazo supletorio por considerar que esa resolución exigía dos procedimientos conexos, la adjudicación y ejecución del contrato de obras, así como la expropiación forzosa de bienes y derechos afectados. Además oponía que afectando a la tutela del dominio público terrestre no estaríamos ante acto de intervención con efectos desfavorables.
4. El valor de esta sentencia (Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 26/01/2015, rec.3464/2012) radica ni mas ni menos que en recordar a la Administración que los plazos están para algo, y que los procedimientos hay que impulsarlos con celeridad cuando hay expectativas cualificadas de terceros, para lo bueno y para lo malo. Lo que es indudable es que la aprobación de un Proyecto de Obras, normalmente referido a obras de interés público, tiene relevancia e incidencia sobre los propietarios colindantes, vecindario o competidores (p.ej. un tanatorio no despierta alegrías entre los vecinos, como tampoco un Proyecto de autopista a los propietarios de restaurantes de la vieja carretera, etc).
5. De ahí que se impone, y así lo acoge el Supremo, la interpretación amplia de los efectos desfavorables a que alude el art.42.2 de la Ley 30/1992 como presupuesto para que opere la caducidad (“2. En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad”).
Es cierto que con ello abrimos la espita a que los procedimientos de oficio de “efecto-doble” (favorable para unos y desfavorable para otros), tales como Planes, Proyectos y otros instrumentos técnicos de ordenación), pueda resultar sufran el contagio extensivo de esta doctrina legal con la consiguiente espada de Damocles de la caducidad (en el plazo específico previsto o el supletorio de 6 meses).
El resultado práctico será que la Administración tendrá: primero, que cuidarse de impulsar al legislador para establecer amplios plazos de caducidad y de forma expresa en las leyes sectoriales que regulan plazos de aprobación de Proyectos y Planes; y segundo, cuidarse de espolear a los funcionarios y autoridades para impulsar con celeridad el procedimiento. Y si no lo hace así, se encontrará con que el largo procedimiento se derrumbará como un castillo de naipes ante el hachazo de la caducidad.
Ello sin olvidar que en estos ámbitos de obras públicas suele reinar la acción pública o siempre hay terceros interesados legitimados para ejercer las acciones impugnatorias.
O sea, la muerte de todo lo actuado, con los costes de trámites, energías, expectativas y del propio interés público.
NOTA DE SOCIEDAD.- A los posibles interesados os recuerdo que a las 16,00 horas de hoy Martes, 17 de Febrero, día de Carnaval, hablaré en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca (Campus Miguel de Unamuno) sobre “Secretos, mentiras y bellezas de la profesión de abogado” en el marco de las fiestas del Codex.
Contratos y Proyectos	Etiquetado en:
Contratos y Proyectos	Escrito por JR Chaves	Humanista, jurista y amigo de sus amigos.
cuenta colegiado	17 de febrero de 2015. Martes. en 10:56 AM	Vaya gustazo que personas como tú dediquen su tiempo a divulgar el Derecho Administrativo con la amenidad, sentido del humor e inteligencia que pones en ello. Mi más sinceros enhorabuena y agradecimiento. Mariano Reaño, Abogado.
Responder	Alicia	17 de febrero de 2015. Martes. en 11:55 AM	Por favor explique lo de los procedimientos conexos en que se escuda la Administración, no lo entiendo bien. Muchas gracias
Responder	JR Chaves	17 de febrero de 2015. Martes. en 8:37 PM	Verás, para el abogado del Estado carece de sentido aplicar el plazo al procedimiento de aprobación del proyecto, cuando el mismo requiere -para finalizar y materializar el Oaseo marítimo- un procedimiento de contratación de obras y de expropiacion a los propietarios, procedimientos conexos o subsiguientes al del Proyecto de obra del cual no se pueden escindir.
Responder	Francisco Javier López	17 de febrero de 2015. Martes. en 6:48 PM	Muchas gracias por tu post, a los que trabajamos en la Administración Local nos resulta de mucha utilidad. No obstante, ¿podrías decirnos concretamente de qué fecha es la Sentencia?
Responder	JR Chaves	17 de febrero de 2015. Martes. en 8:33 PM	Francisco: tienes la cita y la sentencia completa para descargar en el post. Un saludo
Responder	bruixaveriada	17 de febrero de 2015. Martes. en 9:34 PM	Pues muy oportuno, no sólo por lo que comentas, acertadamente, sinó también para poder explicar a los diferentes gobiernos que se suceden en un ayuntamiento que los cambios de proyecto tienen unos costes y que valdría la pena que se justificasen mínimamente, en caso de que hubieran de producirse. Y estoy pensando en el “forat de la vergonya” (agujero de la vergüenza) de Barcelona que, en su momento no tan lejano, sufrió creo recordar 4 cambios de planeamiento que justificaron el tal nombre por parte de unos vecinos bastante desesperados.
Responder	BIBLIOGRAFÍA: “Importantísimo paso jurisprudencial adelante: La caducidad de los proyectos de obra.” J.R. Chaves. | Contrato de obras	18 de febrero de 2015. Miércoles. en 12:09 AM	[…] IMPORTANTÍSIMO PASO JURISPRUDENCIAL ADELANTE: LA CADUCIDAD DE LOS PROYECTOS DE OBRAS. José Ramón Chaves García. Contencioso.es. @kontencioso Febrero 2015. En su día –Apartado Jurisprudencia Tribunales Españoles- nos hicimos eco de sendas sentencias del Tribunal Supremo, -STS 1429/2014, y STS 150/2014, esta última objeto de análisis ver Ref.-S0129-, sobre la caducidad de los proyectos de obra y, en general, de los actos de trámite, en un procedimiento de contratación. Pues bien, el propio título del artículo que ahora citamos, da idea de la relevancia que para su autor (Magistrado de Tribunal Superior) se deriva de tal pronunciamiento (STS 1429/2014), que analiza en su blog, con la claridad y amenidad a la que nos tiene acostumbrados. Acceder aquí a artículo. […]
Responder	Carlos	18 de febrero de 2015. Miércoles. en 9:35 AM	Hola,
muy bueno tu artículo (como suele ser habitual) de una sentencia del TS que va a traer cola. Lo único quería comentar que hay una incorrección, ya que no es cierto que según la Ley 30/1992 el plazo por defecto para resolver un procedimiento sea de 6 meses. El art. 42 es clarísimo en su redacción:
“2. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento.
3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses.”
En consecuencia, a falta de plazo específico de un procedimiento concreto, el plazo por defecto para resolver y notificar es de 3 meses (no de 6 meses).
La Ley 30/1992 establece una limitación a la administración para que si regula mediante una disposición administrativa el plazo máximo para resolver y notificar un procedimiento, dicho plazo no puede sobrepasar los 6 meses. Si se quiere sobrepasar los 6 meses tendrá que ser mediante una norma con rango de Ley o normativa comunitaria.
En definitiva, no puede confundirse dicho límite temporal de 6 meses, con el plazo por defecto, que como insisto, es de 3 meses (no de 6 meses).
A veces me sorprende que los abogados del Estado y los magistrados del TS cometan este tipo de errores tan de bulto.
Limitación de pagos en metálico a 1000 euros: todos sospechosos	Fin del abuso sobre el personal sanitario eventual por la sentencia comunitaria de 2016	Frases de los clientes que los abogados odian	La Universidad huérfana ante la jubilación de Juan Manuel del Valle Pascual	Diez vías para ponerse jurídicamente al día en los tiempos muertos	El Constitucional tumba las tasas judiciales cuando la tutela yace en la ídem	La responsabilidad sanitaria en dos patadas	Obiter dicta y ratio decidendi: churras y merinas en el mismo rebaño	Siete potestades del poder tributario absoluto: pesadilla para despertar	Tiempos tumultuosos para letrados, interventores y auditores Comentarios recientes	Pilar Pérez en Siete potestades del poder tributario absoluto: pesadilla para despertar	FELIPE en Siete potestades del poder tributario absoluto: pesadilla para despertar	Phelinux en Siete potestades del poder tributario absoluto: pesadilla para despertar	Phelinux en Siete potestades del poder tributario absoluto: pesadilla para despertar	Phelinux en Siete potestades del poder tributario absoluto: pesadilla para despertar	BLOG DE FISCALIZACION Y AUDITORÍA PÚBLICAS...¡ Haz click ! ↑↑↑
Vivo y ColeandoQue no se entere nadie de que eres feliz
No tengo tiempo para leer Fiscalizacion.esEl Tribunal de Cuentas pide sanciones efectivas en materia de subvenciones
SiguienteDe jueces no humanos y las tonterías de Javier Marías14 de febrero de 2015. Sábado.
AnteriorEl Tribunal Constitucional marca rumbo antiformalista en la admisión de los recursos de casación19 de febrero de 2015. Jueves.	Foro jurídico especializado

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución