Source: http://tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Tampereen_Vesi_Liikelaitoksen_johtokunta/Kokous_20112019/KaupinojaRusko_800_mmn_paavesijohdon_rak(115817)
Timestamp: 2019-12-09 08:45:22+00:00

Document:
Kaupinoja-Rusko 800 mm:n päävesijohdon rakentaminen | Tampere esityslistat ja pöytäkirjat
Kokous 20.11.2019
Kaupinoja-Rusko 800 mm:n päävesijohdon rakentaminen
Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.11.2019
§ 124 Kaupinoja-Rusko 800 mm:n päävesijohdon rakentaminen
TRE:7085/02.07.01/2019
Laakkonen Kari, Verkostopäällikkö
Verkostopäällikkö Pekka Laakkonen, puh. 050 552 6267, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Toimitusjohtaja Petri Jokela,​ puh. 040 556 0604,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi
Kaupinojan ja Ruskon laitosten välisen päävesijohdon rakentamiseen liittyvän VT 9:n alitusporaustyön suorittajaksi valittiin kilpailutuksella Lännen Alituspalvelu Oy kokonaisurakkahinnalla 818 000 euroa (§ 132 19.10.2018).
Työmenetelmää jouduttiin muuttamaan maaperän takia työn alettua. Muutokset tehtiin yhteistyössä urakoitsijan kanssa. Muutosten vuoksi jouduttiin tilaamaan lisätöitä 128 960 €:lla. Lisäksi tehtiin kaivamalla 800 mm:n vesijohdon asennus Kalle Päätalo puiston puolella ja Solkikadun puolella uudelle venttiiliasemalle 119 390 eurolla.
Jokela Petri, Toimitusjohtaja
Hyväksytään lisätöiden tilaus Lännen Alituspalvelu Oy:ltä yhteensä 248 350 euroa Kaupinoja-Ruskon 800 mm:n päävesijohdon rakentamiseksi.
Heini Ruski/sisäinen tarkastus, Lännen Alituspalvelu Oy
§ 119 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 120 Pöytäkirjan tarkastus
§ 121 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
§ 122 Verkostoinvestointien tilannekatsaus
§ 123 Tampereen Veden hankintatoimen kehittäminen
§ 125 Talouden seuranta 1-10 2019
§ 126 Henkilöstön kehittäminen
§ 127 Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tilanne
§ 128 Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus
§ 129 Toimitusjohtajan katsaus

References: § 124

§ 119

§ 120

§ 121

§ 122

§ 123

§ 125

§ 126

§ 127

§ 128

§ 129