Source: http://docplayer.cz/2751598-Usneseni-372-schvaleni-overovatelu-zapisu-mimoradne-schuze-rm-karvine-konane-dne-19-03-2015.html
Timestamp: 2018-02-25 04:43:45+00:00

Document:
Usnesení. 372 Schválení ověřovatelů zápisu mimořádné schůze RM Karviné konané dne - PDF
Usnesení. 372 Schválení ověřovatelů zápisu mimořádné schůze RM Karviné konané dne
Download "Usnesení. 372 Schválení ověřovatelů zápisu mimořádné schůze RM Karviné konané dne 19.03.2015"
1 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 372 Schválení ověřovatelů zápisu mimořádné schůze RM Karviné konané dne Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválila ověřovatele zápisu mimořádné schůze RM Karviné konané dne , a to paní Danutu Kwiczalovou a pana Mgr. Petra Bičeje. 373 Schválení programu mimořádné schůze RM Karviné konané dne Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválila program mimořádné schůze RM Karviné konané dne , včetně projednané změny: přizvaný host: Bod programu č Ing. Vladislav Varmuža, Ph.D., správce stavby, společnost FLAGRO a. s. 374 Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné-Ráji - SO.11, SO.53 - vícepráce Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla vyzvat zhotovitele stavby pod názvem Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné-Ráji SO.11, SO.53 (stavba 2) společnost Ridera Stavební a.s., Dělnická 382/32, Ostrava-Poruba, IČ k nacenění rozpočtu víceprací, a to na základě soupisu stavebních víceprací, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 1
2 375 Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné-Ráji - SO.03, SO.04, SO.10 - vícepráce Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla vyzvat zhotovitele stavby pod názvem Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné-Ráji SO.03, SO.04, SO.10 (stavba 1) společnosti AWT Rekultivace a.s., Dělnická 884/41, Havířov-Prostřední Suchá, IČ a STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o., Mostárenská 1140/48, Ostrava-Vítkovice, IČ jakožto společníků společnosti bez právní subjektivity Stadion Karviná I, se sídlem Dělnická 884/41, Havířov-Prostřední Suchá k nacenění rozpočtu víceprací, a to na základě soupisu stavebních víceprací, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 376 Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné-Ráji - SO.11, SO.53 Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo MMK/SML/1323/2014 ze dne uzavřené mezi statutárním městem Karviná a společností Ridera Stavební a.s., Dělnická 382/32, Ostrava-Poruba, IČ dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. 377 Vyjádření k předžalobní výzvě Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla odmítnout požadavky společnosti Polar consulting s.r.o. k úhradě pohledávky ve výši Kč ,-- (slovy: Dvamiliónyčtyřistadevadesátpěttisícčtyřistadevadesáttři koruny české) a právnímu zástupci této společnosti zaslat vyjádření dle přílohy č.1 tohoto usnesení. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 2
3 z pov. Ing. Jan Wolf, v. r.... Tomáš Hanzel primátor z pov. Karel Wiewiórka, v. r.... Ing. Jan Wolf náměstek primátora Přílohy PC Příloha Název Komentář 1 RM-mimořádná-OO-přílohy k usnesení.pdf Přílohy k usnesení Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 3
4 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Stavba pod názvem Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné-Ráji - SO.11 Tribuny a SO.53 Zkapacitnění části zatrubněného Rájeckého potoka (stavba 2) - soupis požadovaných stavebních víceprací objekt Název prací Podrobnější popis Předpokládaná cena víceprácí bez DPH (v Kč) Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací SO11 Zemní pilíř a zbylé piloty Jedná se úprava výztuže 8ks pilot a dodatečné provedení zemního pilíře. V návaznosti na to se musí provést odtěžení části stávajících valů pro přístup pilotovací soupravy ,- Piloty pod osvětlovací stožáry jsou rozděleny napůl mezi stavby 2 a 3 Z důvodu nezastavení prací stavby 2 a plynulého chodu následně stavby 3 bylo nutné zaměnit piloty mezi stavbami (s tím souvisí změna tonáže výztuže) a dále připravit podmínky pro pilotování v současné době (odtěžení části valů). Rovněž nerealizace zemního pilíře by obnášela následnou nemožnost provést opěrné stěny stavby 3. Z důvodu nezastavení stavby 2 a následně plynulého chodu stavby 3. je nutno tyto vícepráce provést. SO11 Úprava únosnosti zemní pláně pod zpevněnými plochami Provede se odtěžení zeminy, pokládka geotextilie a následné zpevnění pláně pomoci betonového recyklátu ,- Dodatečný hydrogeologický průzkum a následná měření únosnosti zemin, prokázaly odlišnou skutečnost od předpokladů v projektové dokumentaci. Rozdíl je způsobený jednak jiným časovým obdobím mezi průzkumy a dále nerealizováním stavby 3 (chybějící odtěžení valů). Práce je nutno provést z důvodu zajištění potřebné únosnosti zemní pláně a zajištění plynulosti výstavby stavby 2. Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 2
5 SO11 Přerušení rozvodů vody a kanalizace na hraně patek Zajištění napojení vody a kanalizace stavby 2 na areálové rozvody, které budou realizovány ve stavbě ,- CELKEM ,- Vzhledem k neodtěžení stávajících valů, které jsou ve stavbě 3, není možné rozvody provést v plném rozsahu dle projektové dokumentace. Připojení vody a kanalizace je nutno provést na dvě etapy (dvě spojovací tvarovky navíc) a to v místě pod stavbou 2 a znovu v jiném čase pod stavbou 3. Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 2 / 2
6 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Stavba pod názvem Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné-Ráji - SO.03 Zázemí sportoviště, SO.04 Stávající tribuna, SO.10 Vstupní objekt (stavba 1) - soupis požadovaných stavebních víceprací objekt Název prací Podrobnější popis Předpokládaná cena víceprací bez DPH (v Kč) Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací SO 04 SO 10 SO 03 SO 04 SO 03 Sanace nosných železobetonových prvků stávající tribuny Založení SO 10 Výměna podloží Založení SO 03 Výměna podloží Založení SO 04 Výměna podloží Sanace vlhkých stěn SO 03 Zázemí sportoviště Jedná se o sanaci železobetonových prvků stávající tribuny. Po oprýskání konstrukcí se provede reprofilace v požadovaných tloušťkách s doplněním a ošetřením výztuže. Provede se odtěžení zeminy, odvodnění nové pláně pomocí drenáže a pokládka geotextilie. Následně se provede hutněný násyp betonovým recyklátem. Provede se odtěžení zeminy, odvodnění nové pláně pomocí drenáže a pokládka geotextilie. Následně se provede hutněný násyp betonovým recyklátem. Provede se odtěžení zeminy, odvodnění nové pláně pomocí drenáže a pokládka geotextilie. Následně se provede hutněný násyp betonovým recyklátem. Sanace vlhkého zdiva tlakovou injektáží nebo částečným podřezáním zdiva a vložením hydroizolace. Následně bude Po oklepání omítek železobetonových konstrukcí bylo zjištěno značné poškození betonů s obnaženou výztuží. Sanace je nutné provést, jinak nelze zajistit statickou únosnost nosných částí stávajících tribun do budoucna. Po odkopání zeminy na daném objektu na úroveň pláně byly provedeny statické zkoušky. Na základě výsledků zkoušek bylo zjištěno, že pláň nevykazuje požadované parametry únosnosti předpokládané v projektové dokumentaci a je nutné provést výměnu podloží. Únosnost pláně je základní parametr pro provedení základů stavby. Bez bezchybného založení nelze budovu postavit. Po odkopání zeminy na daném objektu na úroveň pláně byly provedeny statické zkoušky. Na základě výsledků zkoušek bylo zjištěno, že pláň nevykazuje požadované parametry únosnosti předpokládané v projektové dokumentaci a je nutné provést výměnu podloží. Únosnost pláně je základní parametr pro provedení základů stavby. Bez bezchybného založení nelze budovu postavit. Po odkopání zeminy na daném objektu na úroveň pláně byly provedeny statické zkoušky. Na základě výsledků zkoušek bylo zjištěno, že pláň nevykazuje požadované parametry únosnosti předpokládané v projektové dokumentaci a je nutné provést výměnu podloží. Únosnost pláně je základní parametr pro provedení základů stavby. Bez bezchybného založení nelze budovu postavit. Po provedení sond ve stávajících podlahách a stěnách byla zjištěna značná vlhkost z důvodu nefunkční a špatně provedené stávající Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 2
7 SO 04 Demolice a výstavba vnitřní dělící stěny SO 04 Stávající tribuna provedeno oklepání vnitřních omítek do výšky 1m a budou provedeny sanační omítky. Zbourání dělící stěny a následné provedení základového pásu a nové dělící stěny hydroizolace. Práce suplují vadnou práci předchozího zhotovitele. Po odbourání podlah bylo zjištěno, že vnitřní dělicí stěna je vyzděna pouze na betonové podlaze bez základu. Z tohoto důvodu je stěna značně nestabilní, vykazuje trhliny a hrozí její zborcení při provádění vnitřní rozvodů kanalizace. Stěnu nutno zbourat, provést základový pás a nově vyzdít a omítnout. Práce nutno provést z důvodu bezpečnosti a nekvalitní práce předchozích stavitelů. SO 04 Kabelové kanály Dodání kabelových kanálů proti tlakové vodě Projektant navrhl kabelové kanály pouze na podzemní vlhkost. Dodatečný geologický průzkum prokázal přítomnost tlakové vody, z tohoto důvodu musí být dodány kabelové kanály odolné proti tlakové vodě. CELKEM Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 2 / 2
8 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 6
9 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 2 / 6
10 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 3 / 6
11 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 4 / 6
12 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 5 / 6
13 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 6 / 6
14 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Věc: Vyjádření k předžalobní výzvě Vážený pane magistře, k Vaší předžalobní výzvě k úhradě ze dne Vám sděluji, že statutární město Karviná se k tvrzené pohledávce, kterou VOKD, a.s. postoupila společnosti Polar consulting, s.r.o. v minulosti již několikrát vyjadřovalo, a to v tom smyslu, že tato pohledávka neexistuje, neboť zanikla započtením ze strany statutárního města Karviná, ke kterému došlo dopisem ze dne Jelikož tato pohledávka již dříve zanikla, nemohla být na společnost Polar consulting, s.r.o. ani postoupena. K tomuto dále uvádíme, že i v případě existence jakékoliv pohledávky platí, dle smlouvy, kterou má VOKD, a.s. uzavřenou se statutárním městem Karviná, že nelze postoupit případné pohledávky bez souhlasu statutárního města Karviná. Tento souhlas nebyl dán a ani o něj nebylo ze strany VOKD, a.s. požádáno a tedy nebylo ani možné platně uzavřít smlouvu o postoupení pohledávek. S ohledem na výše uvedené Rada města Karviné dne rozhodla, že Vámi požadovanou částku ve výši ,-- Kč statutární město Karviná společnosti Polar consulting, s.r.o. hradit nebude. S pozdravem z pověření Ing. Jan Wolf náměstek primátora Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 1
Usnesení. 255 Schválení ověřovatelů zápisu 7. schůze RM Karviné konané dne 11.02.2015
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 7. schůze Rady města Karviné konané dne 11.02.2015 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 255 Schválení
Usnesení. 2760 Schválení ověřovatelů zápisu mimořádné schůze RM Karviné konané dne 11.06.2013
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 11.06.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 18.12.2012 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

References: zákona č. 128
 zákona č. 128
 zákona č. 128
 zákona č. 128
 zákona č. 128
 zákona č. 128