Source: https://www.slideshare.net/guest48e645/administracion-de-riesgos1
Timestamp: 2017-06-29 13:58:24+00:00

Document:
Administracion riesgos v1
EVALUACIÓN DE PROYECTOS BAJO OPCION...
excelente presentacion! muy importante conocer y saber identificar los riesgos a la hora de la toma de decisiones, buen aporte, comparto con ustedes la noticia sobre Ana Patricia http://www.mujeresycia.com/?x=nota/33737/1/ana-patricia-botin-la-mujer-mas-reputada
Jorge Salinas , Magister in strategic and prospective intelligence
at FERROCARRIL DEL PACIFICO S.A.S
jmontoya_1
Tags muy buen material
Martha Cecilia Martelo de Castro
Alejandro Enrique Lobo Sagre
JEFE OFICINA DE SISTEMAS (E)
Bogotá, D.C., junio de 2004
Sol Beatriz Arango Ramírez
María Andrea Palacio Palacio
Luis Rogelio Bautista Cotrino
Gabriela Osorio Valderrama
2 Imprenta Nacional de Colombia
Después de dos años de la publicación de la
Cartilla de Administración del Riesgo y tenien-
do en cuenta las experiencias recogidas duran-
te este tiempo, fruto de los espacios generados
para debatir tan importante tema con entida-
des tanto del sector público como privado, es
para el Departamento Administrativo de la Fun-
ción Pública muy grato presentar la actualiza-
ción de la metodología, acorde con el accio-
nar de la administración pública y teniendo en
cuenta los lineamientos internacionales que
sobre el tema se aplican en la actualidad.
Se espera que dicha guía sirva como comple-
mento a la consolidación de los Sistemas de
Control Interno de las entidades y contribuya a
la implementación e interiorización de una cul-
tura de Autocontrol y autoevaluación que par-
ta del proceso de planeación y del cumplimien-
to de los objetivos estratégicos institucionales,
de tal manera que los fines del Estado y los prin-
cipios establecidos en la Constitución Política
de Colombia se cumplan a cabalidad.
El direccionamiento en la administración del ries-
go ayuda al conocimiento y mejoramiento de
la entidad, contribuye a elevar la productividad
y a garantizar la eficiencia y la eficacia en los
procesos organizacionales, permitiendo definir
estrategias de mejoramiento continuo, brindán-
dole un manejo sistémico a la entidad.
La consigna es que la administración del ries-
go sea incorporada al interior de las entida-
des como una política de gestión por parte de
la alta dirección y cuente con la participación
y respaldo de todos los servidores públicos; ta-
rea que se facilitará con la implementación de
la metodología aquí presentada lo cual per-
mite establecer mecanismos para identificar,
valorar y minimizar los riesgos a los que cons-
tantemente están expuestas y poder de esta
manera fortalecer el sistema de control inter-
no para lograr el más alto grado de eficacia y
1 OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO ................. 9
1.1 GENERALES .............................................................................. 11
1.2 ESPECÍFICOS ............................................................................ 11
2. MARCO LEGAL ....................................................................... 13
3. MARCO CONCEPTUAL ........................................................... 17
4. METODOLOGÍA ....................................................................... 21
4.1 PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO .......... 24
4.2 VALORACIÓN DEL RIESGO .................................................... 24
4.2.1 Identificación del riesgo ........................................................ 24
4.2.2 Análisis del riesgo .................................................................... 27
4.2.3 Determinación del nivel del riesgo ...................................... 29
4.3 MANEJO DEL RIESGO ............................................................. 30
4.3.1 Consideración de Acciones ................................................. 30
4.3.2 Elaboración del Mapa de Riesgos ....................................... 31
4.3.3 Implementación de Acciones .............................................. 33
4.4 MONITOREO ............................................................................ 33
5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS ...................................................... 37
ANEXO I ................................................................................... 43
ANEXO II ................................................................................... 51
BIBLIOGRAFÍA .......................................................................... 63
El estudio y manejo de los riesgos no es un tema nuevo, de alguna u
otra forma, las entidades, negocios y grandes empresas han venido
desarrollando planes, programas y proyectos tendientes a darle un
manejo adecuado a los riesgos, con el fin de lograr de la manera
mas eficiente el cumplimiento de sus objetivos y estar preparados
para enfrentar cualquier contingencia que se pueda presentar. Es
así como se encuentra que existen diferentes formas de abordar el
tema de los riesgos dependiendo del tamaño de la entidad, los
objetivos que persigue, la cultura administrativa, la complejidad de
sus operaciones y la disponibilidad de recursos, entre otros.
El riesgo es un concepto que se puede considerar fundamental, por
su vínculo con todo el quehacer, casi se podría afirmar que no hay
actividad de la vida, los negocios o de cualquier asunto que no
incluya la palabra riesgo, es por ello que la humanidad desde sus
inicios buscó maneras de protegerse contra las contingencias y
desarrolló - al igual que la mayoría de las especies animales - ma-
neras de evitar, minimizar o asumir riesgos a través de acciones pre-
ventivas1 .
ESTUPIÑÁN GAITÁN, Rodrigo, La gerencia de riesgo y el nuevo enfoque de control interno plan-
teado por el “COSO”
Actualmente la dirección moderna concibió una disciplina deno-
minada “Administración de riesgos” o Gerencia de riesgos” que es
una función de muy alto nivel dentro de la organización para defi-
nir un conjunto de estrategias que a partir de los recursos (físicos,
humanos y financieros) busca, en el corto plazo mantener la estabi-
lidad financiera de la empresa, protegiendo los activos e ingresos
y, en el largo plazo, minimizar las pérdidas ocasionadas por la ocu-
rrencia de dichos riesgos.
En este contexto, las entidades de la administración pública no pue-
den ser ajenas al tema de los riesgos y deben buscar como manejar-
los partiendo de la base de su razón de ser y su compromiso con la
sociedad; por esto se debe tener en cuenta que los riesgos no sólo
son de carácter económico y están directamente relacionados con
entidades financieras o con lo que se ha denominado riesgos profe-
sionales, sino que hacen parte de cualquier gestión que se realice.
Para efectos de esta guía, se va a considerar el riesgo como toda
posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda entorpe-
cer el normal desarrollo de las funciones de la entidad y le impidan
el logro de sus objetivos, por lo que se entrega a la administración
pública como una herramienta que le permita a las instituciones
hacer un manejo adecuado de los riesgos desde la planeación y
contribuir así al logro de los objetivos.
La actualización de la Cartilla Guía Administración del riesgo, es el
resultado de la labor realizada por un grupo de trabajo de la Direc-
ción de Control Interno y Racionalización de Tramites del Departa-
mento Administrativo de la Función Pública.
Tiene por objeto fortalecer aspectos relevantes de la Función de la
Administración Pública, enunciados en el artículo 209 de la Consti-
tución Política de Colombia, el artículo 3 de la Ley 489 de 1998 y el
Decreto 1537 de 2001; además de dar cumplimiento a los principios
constitucionales de igualdad, moralidad, eficacia, economía, ce-
leridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización,
la delegación y la desconcentración de funciones, recordando que
una de la finalidades sociales del Estado es el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población, acorde con
los enunciados contenidos en el artículo 366 de la Carta Magna y el
artículo 4 de la Ley 489 de 1998.
Pretende que el usuario de la guía pueda identificar, analizar y
manejar permanentemente el riesgo, garantizando el cumplimien-
to de los objetivos institucionales, la supervivencia de la entidad y
fortaleciendo continuamente la credibilidad de la misma ante el
8 ciudadano.
Facilitar el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales de las
entidades de la administración pública a través de la prevención y
administración de los riesgos.
Generar una visión sistémica acerca de la administración y eva-
luación de riesgos, así como del papel de la alta y media geren-
cia en coordinación con la Oficina de Control Interno, con rela-
Proteger los recursos del Estado.
Introducir dentro de los procesos y procedimientos la administra-
ción del riesgo.
Involucrar y comprometer a todos los servidores de cualquier en-
tidad de la administración pública, en la búsqueda de acciones
encaminadas a prevenir y administrar los riesgos.
Propender porque cada entidad interactúe con otras, para for-
talecer su desarrollo.
Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas
para el ejercicio del control interno en las entidades 15
y organismos del Estado y se dictan otras disposicio-
nes, artículo 2 literal a). Proteger los recursos de la
1. organización, buscando su adecuada administra-
ción ante posibles riesgos que los afectan. Artículo 2
literal f). Definir y aplicar medidas para prevenir los
riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se
presenten en la organización y que puedan afectar
2. Ley 489 de 1998. ESTATUTO BÁSICO de Organización
y funcionamiento de la administración pública.
Decreto 2145 de 1999, por el cual se dictan normas
sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las
3. Entidades y Organismos de la Administración públi-
ca del orden nacional y territorial y se dictan otras
disposiciones. Modificado parcialmente por el De-
creto 2593 del 2000.
Directiva presidencial 09 de 1999, lineamientos para
4. la implementación de la política de lucha contra la
Decreto 1537 de 2001, por el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elemen-
tos técnicos y administrativos que fortalezcan el sis-
tema de control interno de las entidades y organis-
mos del Estado. Cuarto parágrafo. Son objetivos del
sistema de control interno (…) definir y aplicar medi-
5. das para prevenir los riesgos, detectar y corregir las
desviaciones… Artículo 3. El rol que deben desem-
peñar las oficinas de control interno (…) se enmar-
ca en cinco tópicos (…) valoración de riesgos. Artí-
culo 4. Administración de riesgos. Como parte inte-
gral del fortalecimiento de los sistemas de control
interno en las entidades publicas (…).
Decreto 188 de 2004, por el cual se modifica la es-
6. tructura del Departamento Administrativo de la Fun-
ción Pública y se dictan otras disposiciones.
L a administración pública al ocuparse de los fenómenos de orga-
nización y gestión, no puede ser ajena a las herramientas disponibles y
a las nuevas tendencias en administración, para lo cual requiere estar
en constante actualización y estar abierta al cambio y a la aplicación
de diferentes instrumentos que le permitan a las entidades ser cada
aquellos hechos o factores que puedan afectar en un momento de-
terminado el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Por lo anterior, se hace necesario introducir el concepto de administra-
ción del riesgo en las entidades, teniendo en cuenta que todas las or-
ganizaciones independientemente de su naturaleza, tamaño y razón
de ser están permanentemente expuestas a diferentes riesgos que pue-
den poner en peligro su existencia. Desde la perspectiva del control, el
modelo COSO interpreta que la eficiencia del control es la reducción
de los riesgos, es decir: el propósito principal del control es la elimina-
ción o reducción de los riesgos, es lograr que el proceso y sus controles
garanticen, de manera razonable que los riesgos están minimizados o
se están reduciendo y por lo tanto, que los objetivos de la organización
van a ser alcanzados2 .
Para el caso de las organizaciones públicas, dada la diversidad y par-
ticularidad de las entidades en cuanto a funciones, estructura, manejo
presupuestal, contacto con la ciudadanía y compromiso social entre
otros, es preciso identificar o precisar las áreas, los procesos, los proce-
dimientos, las instancias y controles dentro de los cuales puede actuar-
se e incurrirse en riesgos que atentan contra la buena gestión y la ob
tención de resultados para tener un adecuado manejo del riesgo.
Igualmente, es importante tener en cuenta que los riesgos están deter-
minados por factores de carácter externo, también denominados del
entorno y factores de carácter interno.
Entre los factores externos se destacan: la normatividad en la medida
que se hace parte de un Estado social de derecho; a vía de ejemplo
se pueden mencionar cambios constitucionales como el de 1991; juris-
prudenciales como los que se expresan en sentencias que declaran sin
efecto normas que venían aplicándose y que en un momento deter-
minado pueden afectar las funciones específicas de una entidad pú-
PORTAL, Juan Manuel, Autoevaluación del control, III Encuentro nacional de control interno,
blica y por lo tanto sus objetivos. También pueden mencionarse las re-
formas a la administración y los constantes recortes presupuestales que
afectan la capacidad de gestión de las entidades públicas, lo cual
sumado a la reducción o eliminación total del presupuesto de inver-
sión, obliga a considerar en todo momento el riesgo en que incurre la
entidad de no poder cumplir con su objeto social.
Entre los factores internos se destacan: el manejo de los recursos, la
estructura organizacional, los controles existentes, los procesos y pro-
cedimientos, la disponibilidad presupuestal, la forma como se vinculan
las personas a la entidad, los intereses de los directivos, el nivel del ta-
lento humano, la motivación y los niveles salariales, entre otros.
Es así como se hace necesario además de la identificación de factores
y riesgos en las entidades, su análisis, valoración e implementación de
un plan de manejo el cual se materialice en un mapa de Riesgos, al
cual se le haga una evaluación y monitoreo permanentes.
Para llevar a cabo dicho proceso se considera importante señalar el
papel de la Oficina de Control Interno, el cual es de dos clases, directo
e indirecto:
Rol directo: Liderar y coordinar el proceso de levantamiento de los
Mapas de Riesgos institucionales y con base en ellos, realizar recomen-
daciones preventivas y/o correctivas con los responsables de los pro-
cesos. Igualmente, la Oficina de Control Interno debe hacer un moni-
toreo periódico y realizar seguimiento a la evolución de los riesgos y al
cumplimiento de las acciones propuestas, con el fin de verificar el cum-
plimiento de las mismas y proponer mejoras.
Rol indirecto: Velar porque al interior de la entidad se implementen
políticas de administración del riesgo y se conformen equipos de tra-
bajo que apoyen dicho proceso y propendan por que se implementen
mecanismos reales para la administración del riesgo.
Igualmente el Decreto 1537 de 2001 en su artículo 4: “Administración
de riesgos” especifica que la identificación y el análisis del riesgo debe
ser un proceso permanente e interactivo entre la administración y las
oficinas de control interno o quien haga sus veces con miras a estable-
cer acciones efectivas, representadas en actividades de control, acor-
dadas entre los responsables de las áreas o procesos y dichas oficinas.3
L a metodología presentada, contiene algunos pequeños ajus-
tes que más que cambios pueden considerarse complemento a la
Guía entregada hace dos años. Dichos ajustes, responden a la expe-
riencia recogida durante la divulgación de la cartilla anterior, a través
de talleres, asesorías directas a las entidades y la participación en di-
ferentes foros tanto con entidades del sector público, como empresas
del sector privado que trabajan el tema desde hace varios años.
Las entidades de la administración pública tienen unos objetivos insti-
tucionales definidos por su norma de constitución, los cuales deben
desarrollar a través de diferentes planes, programas y proyectos. El
cumplimiento de dichos objetivos se puede ver afectado por la pre-
sencia de riesgos, razón por la cual se hace necesario contar con una
metodología para administrar los mismos dentro de la organización.
En este sentido y partiendo de la razón de ser de las entidades, la ad-
ministración del riesgo debe ser una política institucional definida y res-
paldada por la alta dirección que se comprometa a manejar el tema
En el anexo II se adjunta un cuestionario que le va a facilitar a las enti-
dades establecer cómo se encuentran respecto a la administración
Las etapas sugeridas para una adecuada Administración del Ries-
go son las siguientes:
♦ Compromiso de la alta y media dirección: Para el éxito en la
Implementación de una adecuada administración del ries-
go, es indispensable el compromiso de la alta gerencia como
encargada, en primera instancia, de definir las políticas y en
segunda instancia de estimular la cultura de la identificación
y prevención del riesgo. Para lograrlo es importante la defini-
ción de canales directos de comunicación y el apoyo a to-
das las acciones emprendidas en este sentido, propiciando
los espacios y asignando los recursos necesarios.
♦ Conformación de un equipo de trabajo: Es importante con-
formar un equipo de trabajo que junto con la Oficina de
Control Interno se encargue de liderar el proceso de admi-
nistración del riesgo dentro de la entidad y cuente con un
canal directo de comunicación con la alta dirección. Di-
cho equipo lo deben integrar personas de diferentes áreas
que conozcan muy bien la entidad y el funcionamiento de
los diferentes procesos para que se facilite la administración
del riesgo y la construcción de los mapas de riesgos institu-
♦ Capacitación en la metodología: Definido el equipo o equi-
pos de trabajo, debe capacitarse a sus integrantes en la
metodología de la administración del riesgo, para lo cual
se podrá contar con el apoyo del Departamento Adminis-
trativo de la Función Pública.
4.1 PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Como cualquier otro proceso institucional, la administración del ries-
go debe planearse y programarse de manera que haga parte de
todo el quehacer de la entidad.
Para el diseño de esta planeación es fundamental tener claridad
en la misión institucional, en sus objetivos y tener una visión sistémi-
ca de manera que no se perciba la administración del riesgo como
algo aislado. Igualmente es necesario conocer sobre el tema de
riesgos y la metodología propuesta.
Dicha planeación debe contener: ¿Cuándo va a empezar a ma-
nejarse el tema dentro de la entidad?, ¿Quiénes van a participar
directamente en el proceso? , ¿Cuándo van a realizarse las capa-
citaciones y a quién van a ir dirigidas? y ¿Cómo se va a articular el
tema dentro de la planeación y con los procesos?, entre otros.
4.2 VALORACIÓN DEL RIESGO
La valoración del riesgo consta de tres etapas: la identificación, el
análisis y la determinación del nivel del riesgo. Estas etapas son de
singular interés para desarrollar con éxito la administración del ries-
go e implementar una política al respecto en la entidad; para cada
una de ellas se sugiere tener en cuenta la mayor cantidad de datos
disponibles y contar con la participación de las personas que eje-
cutan los procesos para lograr que las acciones determinadas al-
cancen los niveles de efectividad esperados.
4.2.1 Identificación del riesgo
El proceso de la identificación del riesgo debe ser permanente e
24 interactivo integrado al proceso de planeación y debe partir de la
claridad de los objetivos estratégicos de la entidad para la obten-
ción de resultados. 25
Previa la identificación de los riesgos es importante tener en cuenta tal
como se mencionó anteriormente, los factores que pueden incidir en
la aparición de los mismos, los cuales pueden ser externos e internos y
llegar a afectar la organización en cualquier momento.
Debe considerarse además de los factores previamente citados, fac-
tores externos relacionados con la entidad como son: económicos,
sociales, de orden público, políticos, legales y cambios tecnológicos,
entre otros y como factores internos: la naturaleza de las actividades
de la entidad, la estructura organizacional, los sistemas de informa-
ción, los procesos y procedimientos y los recursos económicos.
Para la identificación se recomienda la aplicación de varias herra-
mientas y técnicas como por ejemplo: entrevistas estructuradas con
expertos en el área de interés, reuniones con directivos y con personas
de todos los niveles en la entidad, evaluaciones individuales usando
cuestionarios, lluvias de ideas con los servidores de la entidad, entre-
vistas e indagaciones con personas ajenas a la entidad, usar diagra-
mas de flujo, análisis de escenarios y hacer revisiones periódicas de
factores económicos y tecnológicos que puedan afectar la organiza-
Igualmente pueden utilizarse diferentes fuentes de información de la
entidad, tales como registros históricos, experiencias significativas regis-
tradas, opiniones de especialistas y expertos, informes de años anterio-
res, los cuales pueden proporcionar información importante, la técnica
utilizada dependerá de las necesidades y naturaleza de la entidad.
Una manera de visualizar los riesgos es a través de la utilización del
formato de identificación de riesgos el cual permite hacer un inventa-
rio de los mismos, definiendo en primera instancia los riesgos, posterior-
mente presentando una descripción de cada uno de estos y finalmente
definiendo las posibles consecuencias. Es importante centrarse en los
riesgos más significativos para la entidad.
Riesgo: posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda
entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la entidad y le
impidan el logro de sus objetivos.
Descripción: se refiere a las características generales o las formas
en que se observa o manifiesta el riesgo identificado.
Posibles consecuencias: corresponde a los posibles efectos oca-
sionados por el riesgo, los cuales se pueden traducir en daños de
tipo económico, social, administrativo, entre otros.
Durante el proceso de identificación del riesgo se recomienda hacer una
clasificación de los mismos teniendo en cuenta los siguientes concep-
tos4 :
Riesgo Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la Enti-
dad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales rela-
cionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la
clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad
por parte de la alta gerencia.
Riesgos Operativos: Comprende los riesgos relacionados tanto con la parte
operativa como técnica de la entidad, incluye riesgos provenientes de
deficiencias en los sistemas de información, en la definición de los proce-
sos , en la estructura de la entidad, la desarticulación entre dependen-
cias, lo cual conduce a ineficiencias, oportunidades de corrupción e in-
Riesgos de Control: Están directamente relacionados con inadecuados
o inexistentes puntos de control y en otros casos, con puntos de control
obsoletos, inoperantes o poco efectivos.
Riesgos Financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos de la
entidad que incluye, la ejecución presupuestal, la elaboración de los es-
tados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el
manejo sobre los bienes de cada entidad. De la eficiencia y transparen-
cia en el manejo de los recursos, así como su interacción con las demás
áreas dependerá en gran parte el éxito o fracaso de toda entidad.
Riesgos de Cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la entidad
para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y
en general con su compromiso ante la comunidad.
Casals & Associates Inc, PriceWaterhouseCoopers, USAID, Documento Mapas de Riesgos, octu-
bre 2003, p.6-7
Riesgos de Tecnología: Se asocian con la capacidad de la Enti-
dad para que la tecnología disponible satisfaga las necesida- 27
des actuales y futuras de la entidad y soporten el cumplimiento
4.2.2 Análisis del riesgo
El objetivo del análisis es el de establecer una valoración y prioriza-
ción de los riesgos con base en la información obtenida en el for-
mato de identificación de riesgos elaborados en la etapa de iden-
tificación, con el fin de obtener información para establecer el ni-
vel de riesgo y las acciones que se van a implementar. El análisis del
riesgo dependerá de la información sobre el mismo, de su causa y
la disponibilidad de datos. Para adelantarlo es necesario diseñar
escalas que pueden ser cuantitativas o cualitativas.
Se han establecido dos aspectos para realizar el análisis de los ries-
gos identificados:
Probabilidad: la posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede
ser medida con criterios de frecuencia o teniendo en cuenta la pre-
sencia de factores internos y externos que pueden propiciar el ries-
go, aunque éste no se haya materializado.
A continuación se presentan algunos ejemplos de las escalas que
pueden implementarse para analizar los riesgos.
Análisis cualitativo: se refiere a la utilización de formas des-
criptivas para presentar la magnitud de consecuencias poten-
ciales y la posibilidad de ocurrencia. Se diseñan escalas ajus-
tadas a las circunstancias de acuerdo a las necesidades par-
ticulares de cada organización o el concepto particular del
Escala de medida cualitativa de PROBABILIDAD: se deben estable-
cer las categorías a utilizar y la descripción de cada una de ellas,
con el fin de que cada persona que aplique la escala mida a tra-
vés de ella los mismos ítems, por ejemplo:
ALTA: es muy factible que el hecho se presente.
MEDIA: es factible que el hecho se presente.
BAJA: es muy poco factible que el hecho se presente.
Ese mismo diseño puede aplicarse para la escala de medida cuali-
tativa de IMPACTO, estableciendo las categorías y la descripción,
ALTO: Si el hecho llegara a presentarse, tendría alto impacto o
efecto sobre la entidad
MEDIO: Si el hecho llegara a presentarse tendría medio impacto
o efecto en la entidad
BAJO: Si el hecho llegara a presentarse tendría bajo impacto o
efecto en la entidad
Con base en los ejemplos anteriormente expuestos, los equipos de
trabajo en coordinación con los encargados de adelantar los pro-
cesos pueden construir sus propias escalas de acuerdo a la natura-
leza de la entidad y a las características de los procesos y procedi-
mientos, de forma que estas escalas se ajusten al análisis de los ries-
gos identificados.
Análisis cuantitativo: Este análisis contempla valores numéricos para
los cuales se pueden construir tablas; la calidad depende de lo exac-
tas y completas que estén las cifras utilizadas. La forma en la cual la
probabilidad y el impacto es expresada y las formas por las cuales
ellos se combinan para proveer el nivel de riesgo puede variar de
acuerdo al tipo de riesgo.
Ejemplo de escala de probabilidad:
0 - 25 Baja 1
26- 70 Media 2
71- 100 Alta 3
Al igual que para determinar las escalas cualitativas, el diseño de
las escalas cuantitativas debe contar con la participación de las
personas encargadas de los procesos y con el grupo encargado
de liderar la administración del riesgo.
Una vez realizado el análisis de los riesgos con base en los aspectos
de probabilidad e impacto, se recomienda utilizar la matriz de prio-
28 rización que permite determinar cuales requieren de un tratamien-
to inmediato.
Cuando se ubican los riesgos en la matriz se define cuáles de ellos
requieren acciones inmediatas, que en este caso son los del cua-
drante B, es decir los de alto impacto y alta probabilidad. Los que no
requieren acciones inmediatas (pero desde luego requieren que se
formulen) son los ubicados en el cuadrante C bajo impacto y baja
probabilidad. Respecto a los ubicados en las casillas A y D, es la enti-
dad la que debe seleccionar de acuerdo a la naturaleza del riesgo
cuáles va a trabajar primero, los de alto impacto pero baja probabi-
lidad o los de alta probabilidad y bajo impacto, ya que estos pueden
ser peligrosos para el logro de los objetivos institucionales, por las con-
secuencias que presentan en el caso de los ubicados en la casilla D,
o por lo constante de su presencia en el caso de la casilla A.
4.2.3 Determinación del nivel del riesgo
La determinación del nivel de riesgo es el resultado de confrontar el
impacto y la probabilidad con los controles existentes al interior de
los diferentes procesos y procedimientos que se realizan. Para ade-
lantar esta etapa se deben tener muy claros los puntos de control
existentes en los diferentes procesos, los cuales permiten obtener
información para efectos de tomar decisiones, estos niveles de ries-
go pueden ser:
ALTO: Cuando el riesgo hace altamente vulnerable a la enti-
dad o unidad. (Impacto y probabilidad alta vs controles)
MEDIO: Cuando el riesgo presenta una vulnerabilidad media.
(Impacto alto - probabilidad baja o Impacto bajo - probabili-
dad alta vs controles).
BAJO: Cuando el riesgo presenta vulnerabilidad baja.( Impacto
y probabilidad baja vs controles).
Un ejemplo de la determinación del nivel del riesgo y del grado de
exposición al mismo:
Riesgo: Perdida de información debido a la entrada de un virus
en la red de información de la entidad.
Probabilidad: Alta, porque todos los computadores de la enti-
dad están conectados a la red de Internet e intranet.
Impacto: Alto, porque la perdida de información traería conse-
cuencias graves para el quehacer de la entidad.
Controles existentes: la entidad tiene establecidos controles se-
manales haciendo backup o copias de seguridad y vacunando
todos los programas y equipos; además guarda la información más
relevante desconectada de la red en un centro de información.
Resultado Nivel de riesgo: Medio por los controles establecidos
Lo anterior significa que a pesar de que la probabilidad y el impac-
to son altos confrontado con los controles, se puede afirmar que el
nivel de riesgo es medio y por lo tanto las acciones que se imple-
menten entrarán a reforzar los controles existentes y a valorar la efec-
tividad de los mismos.
4.3 MANEJO DEL RIESGO
Cualquier esfuerzo que emprendan las entidades en torno a la va-
loración del riesgo llega a ser en vano, si no culmina en un adecua-
do manejo y control de los mismos.
4.3.1 Consideración de Acciones
Para el manejo de los riesgos se deben analizar las posibles accio-
nes a emprender las cuales deben ser factibles y efectivas, tales
como: la implementación de políticas, definición de estándares, op-
timización de procesos y procedimientos y cambios físicos entre
Se pueden tener en cuenta algunas de las siguientes opciones, las
cuales pueden considerarse cada una de ellas independientemen-
te, interrelacionadas o en conjunto.
Evitar el riesgo: es siempre la primera alternativa a considerar. Se
logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustan-
ciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos
30 adecuados controles y acciones emprendidas. Un ejemplo de esto
puede ser el control de calidad, manejo de los insumos, manteni-
miento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc. 31
Reducir el riesgo: si el riesgo no puede ser evitado porque crea gran-
des dificultades operacionales, el siguiente paso es reducirlo al más
bajo nivel posible. La reducción del riesgo es probablemente el méto-
do más sencillo y económico para superar las debilidades antes de
aplicar medidas más costosas y difíciles. Se consigue mediante la op-
timización de los procedimientos y la implementación de controles.
Ejemplo: Planes de contingencia.
Dispersar y atomizar el riesgo: Se logra mediante la distribución o loca-
lización del riesgo en diversos lugares. Es así como por ejemplo, la in-
formación de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un
lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada
Transferir el riesgo: Hace referencia a buscar respaldo y compartir con
otro parte del riesgo como por ejemplo tomar pólizas de seguros, esta
técnica es usada para eliminar el riesgo de un lugar y pasarlo a otro o
de un grupo a otro. Así mismo, el riesgo puede ser minimizado com-
partiéndolo con otro grupo o dependencia.
Asumir el riesgo: Luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido
puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso el ge-
rente del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y
elabora planes de contingencia para su manejo.
Una vez establecidas cuales de las anteriores opciones de manejo del
riesgo se van a concretar, estas deben evaluarse con relación al be-
neficio-costo para proceder a elaborar el mapa de riesgos, el cual
permitirá visualizar todo el proceso de valoración, análisis y manejo de
4.3.2 Elaboración del Mapa de Riesgos
Para la consolidación del Mapa de Riesgos, adicional a las considera-
ciones expuestas, es necesario identificar las causas que los pueden
ocasionar , lo cual facilita el proceso de definición de acciones para
La selección de las acciones más convenientes debe considerar la
viabilidad jurídica, técnica, institucional, financiera y económica y
se puede realizar con base en los siguientes factores:
Definidas estas como los medios, circunstancias y agentes que generan riesgos
a) El nivel del riesgo
b) El balance entre el costo de la implementación de cada
acción contra el beneficio de la misma.
Así mismo en el Mapa de Riesgos se deben identificar los controles
existentes, las áreas o dependencias responsables de llevar a cabo
las acciones, definir un cronograma y unos indicadores que permi-
tan verificar el cumplimiento para tomar medidas correctivas cuan-
do sea necesario. (Ver formato)
Control Nivel de Causas Acciones Respon- Crono- Indicadores
Existente Riesgo sables grama
Probabilidad entendida como la posibilidad de ocurrencia del ries-
go; esta puede ser medida con criterios de frecuencia o teniendo
en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden
propiciar el riesgo aunque este no se haya presentado nunca.
Control existente: especificar cuál es el control que la entidad tiene
Nivel de riesgo: El resultado de la aplicación de la escala escogida
para determinar el nivel de riesgo de acuerdo a la posibilidad de
ocurrencia, teniendo en cuenta los controles existentes.
Acciones: es la aplicación concreta de las opciones del manejo
del riesgo que entrarán a prevenir o a reducir el riesgo y harán par-
32 te del plan de manejo del riesgo.
Responsables: Son las dependencias o áreas encargadas de adelantar
las acciones propuestas. 33
Cronograma: son las fechas establecidas para implementar las ac-
ciones por parte del grupo de trabajo.
Indicadores: se consignan los indicadores diseñados para evaluar
el desarrollo de las acciones implementadas.
es propender por el cumplimiento de la misión y objetivos instituciona-
les, los cuales están consignados en la planeación anual de la enti-
dad, se sugiere articular el mapa de riesgos con la planeación de ma-
nera que no sean planes aislados sino complementarios.
4.3.3 Implementación de acciones
Definido el Mapa de Riesgos con sus acciones, responsables y
cronogramas, es fundamental comenzar a ejecutar dichas acciones
con el fin de determinar su efectvidad en el menor tiempo posible.
Una vez diseñado y validado el plan para administrar los riesgos, en
el mapa de riesgos, es necesario monitorearlo teniendo en cuenta
que estos nunca dejan de representar una amenaza para la orga-
El monitoreo es esencial para asegurar que las acciones se están
llevando a cabo y evaluar la eficiencia en su implementación ade-
lantando revisiones sobre la marcha para evidenciar todas aque-
llas situaciones o factores que pueden estar influyendo en la apli-
cación de las acciones preventivas.
El monitoreo debe estar a cargo de la Oficina de Control Interno y
los responsables de las diferentes áreas y su finalidad principal será
la de aplicar y sugerir los correctivos y ajustes necesarios para ase-
gurar un efectivo manejo del riesgo. La Oficina de Control Interno
dentro de su función asesora comunicará y presentará luego del
monitoreo, sus resultados y propuestas de mejoramiento y tratamien-
to a las situaciones detectadas.
A continuación se presenta un diagrama que consolida todo el pro-
ceso de administración del riesgo y puede facilitar la comprensión
del mismo al momento de llevar a cabo la tarea de levantamiento
del Mapa de Riesgos. (Ver página siguiente)
DIAGRAMA PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO COMO POLÍTICA INSTITUCIONAL
1. Identificar la Misión
ETAPA 1 Conocimiento 2. Identificar objetivos
PLANEACION ⇒ general de la
⇒ estratégicos
3. Identificar procesos
1. Definir objetivos en ma-
teria de administración
Diseño del plan ⇒ 2. Diseño cronograma de
3. Capacitación en la
1. Identificación de facto-
res internos y externos
ETAPA 2 2. Diligenciamiento del
VALORACIÓN ⇒ del riesgo ⇒ formato de identifica-
DEL RIESGO 3. Clasificación de los
1. Medir impacto y pro-
2. Jerarquizar los riesgos
acorde con la escala
de medición definida
del Riesgo ⇒ (comenzando por los
de mayor impacto y
3. Seleccionar los riesgos
1. Identificar los controles
existentes para cada
uno de los riesgos se-
Determinación 2. Confrontar el impacto y
⇒ la probabilidad frente a
34 para el cumplimiento
ETAPA 3 1. Estudio de posibles
MANEJO ⇒ de Acciones ⇒ acciones para mitigar
1. Definición de las cau-
sas que propician los
2. Definición de acciones
mapa de Riesgos ⇒ para mitigar los riesgos
4. Diligenciamiento del
formato de Mapa de
1. Ejecución de los com-
Implementación promisos adquiridos
de acciones ⇒ 2. Seguimiento a las ac-
ciones por parte de los
1. Definir los riesgos a los
cuales se va a hacer
Elaboración seguimiento
⇒ del plan de ⇒ 2. Elaborar cronograma
3. Definición de responsa-
bles del seguimiento
1. Revisión de los compro-
misos adquiridos para
mitigar los riesgos selec-
seguimiento ⇒ cionados
2. Verificación de la im-
plementación de las
1. Consolidación de la
2. Presentación de suge-
⇒ rencias y recomenda-
• Administración de riesgos: Una rama de administración que
aborda las consecuencias del riesgo. Consta de dos etapas: i El 39
diagnóstico o valoración, mediante Identificación, Análisis y
determinación del Nivel, y ii El manejo o la administración pro-
piamente dicha, en que se elabora, ejecuta y hace seguimien-
to al Plan de manejo que contiene las Técnicas de Administra-
ción del Riesgo propuestas por el grupo de trabajo, evaluadas
y aceptadas por la alta dirección.
• Análisis de Beneficio-Costo: Una herramienta de Administra-
ción de Riesgos usada para tomar decisiones sobre las técni-
cas propuestas por el grupo para la administración de los ries-
gos, en la cual se valoran y comparan los costos, financieros y
económicos, de implementar la medida, contra los beneficios
generados por la misma. Una medida de administración de
riesgos será aceptada siempre que el beneficio valorado su-
pere al costo.
• Análisis de riesgos: Determinar el Impacto y la Probabilidad del
riesgo. Dependiendo de la información disponible pueden em-
plearse desde modelos de simulación, hasta técnicas
• Causa: Son los medios, circunstancias y agentes que generan
• Control: Es toda acción que tiende a minimizar los riesgos, signi-
fica analizar el desempeño de las operaciones, evidenciando
posibles desviaciones frente al resultado esperado para la adop-
ción de medidas preventivas. Los controles proporcionan un
modelo operacional de seguridad razonable en el logro de los
• Costo: Se entiende por costo las erogaciones, directas e indi-
rectas en que incurre la entidad en la producción, prestación
de un servicio o manejo de un riesgo.
• Factores de riesgo: Manifestaciones o características medibles
u observables de un proceso que indican la presencia de Ries-
go o tienden a aumentar la exposición, pueden ser internos o
• Identificación de riesgos: Establecer la estructura del riesgo;
fuentes o factores, internos o externos, generadores de riesgos;
puede hacerse a cualquier nivel: total entidad, por áreas, por
procesos, incluso, bajo el viejo paradigma, por funciones; des-
de el nivel estratégico hasta el más humilde operativo.
• Impacto: consecuencias que puede ocasionar a la organiza-
ción la materialización del riesgo.
• Indicador: es la valoración de una o más variables que informa
sobre una situación y soporta la toma de decisiones, es un crite-
rio de medición y de evaluación cuantitativa o cualitativa.
• Mapas de riesgos: herramienta metodológica que permite ha-
cer un inventario de los riesgos ordenada y sistemáticamente,
definiéndolos, haciendo la descripción de cada uno de estos y
• Nivel de riesgo (determinación del): Es el resultado de confrontar
el impacto y la probabilidad, con los controles existentes.
• Plan de contingencia: Parte del plan de manejo de riesgos que
contiene las acciones a ejecutar en caso de la materialización
del riesgo, con el fin de dar continuidad a los objetivos de la
• Plan de manejo de riesgos: Plan de acción propuesto por el gru-
po de trabajo, cuya evaluación de beneficio costo resulta posi-
tiva y es aprobado por la gerencia.
• Plan de mejoramiento: Parte del plan de manejo que contiene
las técnicas de administración del riesgo orientadas a prevenir,
evitar, reducir, dispersar, transferir o asumir riesgos.
• Probabilidad: Una medida (expresada como porcentaje o ra-
zón) para estimar la posibilidad de que ocurra un incidente o
evento. Contando con registros, puede estimarse a partir de su
Frecuencia histórica mediante modelos estadísticos de mayor
o menor complejidad.
• Responsables: Son las dependencias o áreas encargadas
de adelantar las acciones propuestas.
• Retroalimentación: Información sistemática sobre los resultados
alcanzados en la ejecución de un plan, que sirven para actua-
lizar y mejorar la planeación futura.
• Riesgo: posibilidad de ocurrencia de toda aquella situación que
pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la
entidad y le impidan el logro de sus objetivos.
• Riesgo absoluto: el máximo riesgo sin los efectos mitigantes de
40 la administración del riesgo.
• Riesgo residual: es el riesgo que queda cuando las técnicas de
administración del riesgo han sido aplicadas. 41
• Seguimiento: Recolección regular y sistemática sobre la ejecu-
ción del plan, que sirven para actualizar y mejorar la planea-
ción futura.
• Sistema: Conjunto de cosas o partes coordinadas, ordenada-
mente relacionadas entre sí, que contribuyen a un determina-
• Técnicas para manejar el riesgo: Evitar o prevenir, reducir, dis-
persar, transferir y asumir riesgos.
• Valoración del riesgo: Primera fase en la administración de ries-
gos, diagnóstico que consta de la identificación, análisis y de-
terminación del nivel de riesgo.
Metodología utilizada por una oficina para la elaboración del mapa
Con el ánimo de aprender haciendo y adquirir mayor experiencia so-
bre la administración del riesgo, el Jefe de una Oficina de Control Inter-
no de un organismo del Estado, impartió instrucciones para el diseño,
estructuración y elaboración del Mapa de Riesgos de la Oficina. Para
tal efecto, se conformó un equipo de trabajo multidisciplinario con re-
presentantes de cada una de las áreas de la entidad al cual se le brin-
dó la capacitación correspondiente para adelantar dicha tarea.
Aprovechando la organización por procesos de la oficina y tomando
como base el Decreto 1537/2001, así como la Guía Preliminar emitida
por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control
Interno, se dispuso elaborar el Mapa de Riesgos, definiendo un proceso
específico y un procedimiento y definiendo actividades y asignando
los responsables para cada una de éstas y se fijaron los plazos para
presentar el trabajo.
Al proceso al que se le adelantó el respectivo Mapa de Riesgos es el
relativo al “Fortalecimiento del Sistema de Control Interno” para el Pro-
cedimiento “Fortalecimiento de la Cultura de Contro”.
A continuación se presenta el cuadro de actividades diseñado para
adelantar el levantamiento del Mapa :
CUADRO DE ACTIVIDADES Y RESPONSABLES
DE LA ELABORACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS 45
Se presenta el esquema de trabajo elaborado por la oficina
para el grupo de trabajo encargado de realizar la valoración
de los riesgos y la elaboración del mapa de riesgos.
Instrucciones Generales Jefe Oficina
Identificación de los procesos a trabajar de Control Interno
Capacitación para el grupo encargado Jefe Oficina de
de levantar el mapa brindándole los Control Interno
fundamentos conceptuales sobre la Jefe de
administración del riesgo acorde con la Talento Humano
normatividad vigente, así como con las
guías generadas en el Departamento
Administrativo de la Función Pública y
los lineamientos de la Presidencial de
Identificación de los factores Funcionarios miem-
internos y externos. bros del grupo de
trabajo y responsa-
ble de ejecutar pro-
Diligenciar el formato de identificación Funcionarios miem-
de riesgos definiendo la descripción del bros del grupo de
riesgo y las posibles consecuencias. trabajo y responsable
de ejecutar procedi-
Taller de retroalimentación con la Coordinó: Jefe de
participación de todos los funcionarios Control Interno-
de la oficina. Oficina de Talento
1. En este taller cada funcionario Consolidó: Profesional
presentó y justificó los Riesgos de su Universitario
Logística: Oficina
2. Los participantes aportaron, de Talento Humano
solicitaron modificaciones y/o eliminaron
algunos aspectos propuestos por el
3. Se estableció la fecha para
presentación de los ajustes a la
presentación inicial, las acciones de
control, los responsables de ejecutarla y
el indicador de cumplimiento
4. Cada funcionario realizó los ajustes Funcionario
correspondientes a su formato de responsable
acuerdo con los aportes de los de procedimiento.
5. Diligenciamiento del formato
de mapa de riesgos.
Taller. Para revisar los mapas de riesgos Coordinó: Jefe de
levantados con el fin de concertar las Control Interno.
acciones a ejecutar, comprometer los Oficina de
responsables y definir indicadores. Talento Humano
Duración: 6 horas Consolidó: Profesional
Participaron: El Jefe de la Oficina,
las Jefes de Grupo y los funcionario Logística: Oficina
responsables de procedimientos de Talento Humano
Consolidación del documento Profesional Universitario
Mapa de Riesgos de los Procedimientos
Aprobación y difusión del Mapa de Jefes de Área.
Riesgos de la Oficina de Control Interno Jefe Oficina
Una vez se realizó la identificación de los factores internos y
externos que pueden afectar a la Oficina se procedió a dili-
genciar el formato de identificación de riesgos, establecien-
do el riesgo, su descripción y las posibles consecuencias. Pos-
teriormente se procedió a elaborar el Mapa de Riesgos (ver
PROCESO: Fortalecimiento del Sistema de Control Interno
PROCEDIMIENTO: Fortalecimiento de la cultura del control
DESCRIPCIÓN POSIBLES
DEL RIESGO CONSECUENCIAS
1 Escasa cobertura y La planta de personal Desconocimiento del
periodicidad en el asignada a la Oficina tema de Control
fomento de la cultura de Control Interno, Interno por parte
del control en la dado el tamaño de de gran parte de los
entidad la entidad no permite servidores de la
ampliar la cobertura entidad.
y periodicidad de las Se reducen las
capacitaciones. oportunidades para
Bajo compromiso de
los funcionarios en la
autocontrol y la auto
2 Inadecuada selección Los procesos de selección Deterioro de la
de personal para la no cumplen con el rigor imagen de la Oficina
Oficina técnico administrativo Falta de credibilidad
3 Deficiencia en la Los equipos de sistemas Información poco
calidad de la así como el software confiable
información utilizado no Inoportunidad en
corresponden a las las asesorías
4 Insuficiente respaldo Por desconocimiento de Falta de compromiso
de la alta dirección los temas relacionados por parte de los
con control interno, funcionarios con el
falta respaldo y control interno
participación por parte Rezago en materia
de la alta dirección en de control interno
las actividades Baja productividad
5 Falta de conoci- Las personas de la Asesorías inadecuadas
miento y claridad Oficina de Control Baja imagen de
en la normatividad Interno, no tienen la Oficina
relacionada con claridad ni conocimiento Incumplimientos en la
Control Interno de toda la normativi- entrega de informes
dad relacionada que pueden llevar a
con control interno. incurrir en sanciones.
PROBA- CONTROLES NIVEL
No. RIESGO IMPACTO BILIDAD EXISTENTES DEL CAUSAS ACCIONES RESPONSABLE CRONOGRAMA INDICADOR
1 Escasa cobertura Alto Media 1. Charlas esporádicas Medio 1. Insuficiente personal 1. Incrementar las 1. Representante
y periodicidad en sobre el tema asignado a la Oficina personas de la Oficina Legal
el fomento de la 2. Divulgación de de Control Interno de Control interno
cultura del control documentos 2. Inadecuada 2. Elaborar el plan anual 2. Oficina de CI
en la entidad planeación de la Oficina y Oficina de Inicio: No.
y programación. planeación enero 2004 funcionarios
3. Falta de interés de 3. Elaborar documentos 3. Oficina de CI actuales
los funcionarios en o guías de sensibilización y de Talento No.
el tema y divulgarlos Humano Finaliza: funcionarios
4. Escasos recursos 4. Definición de 4. Oficina de CI marzo 2004 en 3 meses
para programas de instrumentos o y de Talento
divulgación mecanismos virtuales Humano
2 Inadecuada Alto Alta 1.Proceso de selección Alto 1. Intereses particulares. 1. Contratar el proceso 1. Representante
selección del de personal de selección con un Legal No. funcionarios
personal para la ente externo. nombrados
Oficina 2. Falta de claridad 2. Análisis del proceso 2. Oficina de resultado del
y conocimiento del de selección definiendo Talento Humano, Inicio: proceso de
proceso de selección. controles para cada Oficina de enero 2004 selección
una de las etapas. Planeación Finaliza: contratado
3. Falta de controles en 3. Capacitación 3. Oficina de julio 2004 No funcionarios
el proceso de selección específica para los Talento Humano capacitados
funcionarios de la No.funcionarios
Oficina de Talento Oficina de TH
3 Deficiencia en la Alto Alto 1. Plan Informático Medio 1.Falta de capacidad 1.Ejecución y seguimiento 1. Oficina de
calidad de la técnica del Plan Informático Sistemas, Repre-
información sentante legal. Inicio:
2.Mecanismos de 2.Recursos 2.Optimización de los 2. Jefes de área. enero 2004 No equipos
seguridad tecnológicos recursos informáticos asignados Of C
inadecuados disponibles. No. equipos
3. Implementar nuevos 3.Oficina de Finaliza: requeridos
mecanismos de Sistemas julio 2004
4 Insuficiente Alto Alta 1 . Participación de la Medio 1.Falta de conocimiento1. Programación de 1. Oficina de
respaldo de la dirección en las reuniones del tema de control jornadas de capaci- Talento Humano,
alta dirección del Comité de Coordina- interno. tación para la alta Oficina de CI. Reuniones
ción de Control Interno dirección en temas Inicio: Comité CI
de control interno. enero 2004 programadas
2.Falta de compromiso 2. Dinamizar el Comité 2. Representante Finaliza: Reuniones
e interés de Coordinación de Legal, Oficina febrero 2004 realizadas
Control Interno de CI, Jefes de
5 Falta de Alto Baja 1. Capacitación y Bajo 1. Falta de unidad 1. Recopilación temática 1. Oficina de CI
conocimiento y reuniones de retroali- documental en la de la normatividad Inicio:
claridad en la mentación de la Oficina de Control vigente en la materia. febrero 2004 Archivos
normatividad Oficina de CI Interno. Finaliza: organizados
relacionada con 2. Perfil inadecuado 2.Capacitación en 2. Oficina de mayo 2004 por tema
Control Interno de las personas de la materia. Talento Humano,
la Oficina Oficina de CI.
NOTA : El presente mapa es un ejemplo figurado para aclarar los conceptos, puede contener más indicadores, controles y acciones.
CUESTIONARIO SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
A continuación se presenta un cuestionario que le permite a las perso-
nas encargadas de adelantar la administración del riesgo, realizar un
diagnostico sobre el estado en que se encuentra la entidad. Es una
ayuda metodológica que puede ser utilizada para obtener mayor in-
Está usted listo para administrar el riesgo?
Responda las siguientes preguntas usando la escala desde 1 (nunca,)
3 (a veces) hasta 5 (siempre), con valores intermedios. Deje la casilla
en blanco si no conoce la respuesta:
1. Nuestro equipo administrativo
discute el riesgo en comités 1 2 3 4 5
2. Nuestros reportes sobre
decisiones importantes se refieren 1 2 3 4 5
al riesgo de dichas decisiones
3. La administración de riesgos
es tema de discusión en nuestros 1 2 3 4 5
4. Administradores asisten a los
talleres (tanto internos como
conferencias públicas) sobre 1 2 3 4 5
5. Hemos afrontado varias
dificultades sorpresivas. 1 2 3 4 5
6. Cuando una de mis decisiones
se torna insatisfactoria, el equipo 1 2 3 4 5
administrativo trata de aprender
7. Estoy provisto de las herramientas
que necesito para valorizar el riesgo. 1 2 3 4 5
8. Mi jefe respalda la administración
del riesgo. 1 2 3 4 5
Puntaje < 24: Administración del riesgo no es parte de su
organización actual. Trabaje en la construcción y apreciación
para el manejo del riesgo
Puntaje 24-36: Administración del riesgo es parte de su or-
ganización, pero se requiere su ayuda para convertirla en una
mayor parte de la cultura corporativa de la gerencia.
Puntaje > 36: Estructura de éxito. Revise las áreas en que
obtuvo 3 puntos o menos para ver qué medidas debe tomar.
Administración del riesgo en la administración pública
Total Desacuerdo Indiferente De acuerdo Total
1.1 Los propósitos generales de la
organización están claramente
definidos y publicados de forma
que pueden ser fácilmente
1.2 Los objetivos de la
organización están definidos
1.3 Los objetivos de la
organización están comunicados
1.4 El personal entiende cómo los
objetivos de la organización se
relacionan con los objetivos
de su áreas
1.5 El personal entiende cómo
se relacionan con sus objetivos
1.6 Se hace al menos una revisión
anual de la relación entre
52 y personales
Desacuerdo Indiferente De acuerdo Total
1.7 El manejo efectivo del riesgo
es importante para el logro de los
1.8 El riesgo es visto tanto como
oportunidad y amenaza para el
1.9 Los objetivos de la
administración de riesgos en la
1.10 Si es así, cuáles son?
2. Comprensión del riesgo y administración del riesgo
2.1 Hay una definición común en
la organización para el término
2.2 Qué entiende la organización por el término “riesgo en el logro
de los objetivos”?
2.3 Qué entiende la organización por el término “administración del
riesgo”?
2.4 En qué áreas de la organización se garantiza la administración
2.5 Hay un acuerdo común en la
2.6 Hay parámetros claros en la
2.7 La responsabilidad sobre el
manejo del riesgo está
claramente establecida
y entendida en la entidad
2.8 El seguimiento6 sobre
el plan manejo del riesgo está
entendida en la organización
2.9 El manejo del riesgo es
y éxito de la organización
3.1 Se identifican los cambios en
el riesgo ante cambios en las
3.7 La organización identifica los
principales riesgos potenciales
para cada uno de sus objetivos
3.8 Qué tipo de riesgos se han identificado? SI NO
a) Riesgos estratégicos. P.ej. derivados de las
políticas o en las decisiones gubernamentales
b) Riesgos en el logro de los objetivos
c) Riesgos derivados de la normatividad
d) Riesgos de políticas presupuestales
e) Riesgos financieros
f) Riesgos operacionales
g) Riesgos de salud ocupacional
h) Riesgos naturales
i) Riesgos del talento humano
3.10. Cómo guarda su organización el registro de los riesgos que se
3.11 Cuáles son los tres riesgos más importantes que la organización
debe enfrentar en los próximos 12 meses?
3.12 Qué oportunidades tiene la organización de lograr sus objeti-
vos en los próximos 12 meses?
Qué herramientas y técnicas se usan para el análisis del riesgo?
3.13 La organización tiene
dificultades para priorizar sus riesgos?
3.14 La organización tiene
dificultades para valorizar la
de sus riesgos?
3.15 La organización tiene
dificultades para valorizar el
impacto potencia de la
materialización de sus riesgos?
3.16 Con qué frecuencia la
organización valora los riesgos
de alcanzar sus objetivos?
3.17 La organización conoce las
manejo de riesgo en
56 otras organizaciones
3.18 Los siguientes actores son
importantes para la valoración
f) Gobierno
h) Otros. Especificar
3.19 La organización mide sus riesgos en términos de? SI NO
a) Impacto de sus políticas
b) Impacto en imagen institucional
c) Probabilidad del riesgo
d) Impacto en la cobertura
e) Logro de sus objetivos
f) Otros. Especificar
Aumentado Disminuido No ha No está
cambiado seguro
3.20 En los últimos cinco años el nivel de
riesgo en su organización se ha:?
Marque quién toma las decisiones
de acuerdo a quién direcciona los Toma Monitorea
riesgos según las diferentes facetas de y reporta
en que se presenta, y, quien los decisiones
revisa y/o monitorea
La respuesta del riesgo por parte Total Desacuerdo Indiferente De acuerdo Total
de la organización incluye:
Una evaluación de la efectividad
de los controles existentes y el
manejo gerencial del riesgo
acción para riesgos identificados
Evaluación costo-beneficio para
direccionar riesgos
La organización conoce cuanto
riesgo se puede tomar en el
EVALUACIÓN DE PROYECTOS BAJO OPCIONES REALES GRUPO: 210110_3
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO - SEMANA 1

References: artículo 209
 artículo 3
 artículo 366

artículo 4
 artículo 2
 Artículo 2
 Artículo 3
 artículo 4