Source: https://www.scribd.com/document/324703289/Resolucion-de-Alcaldia
Timestamp: 2018-12-19 10:53:02+00:00

Document:
Resolución de Alcaldía N° 007 - 2016-MPCP
Pucallpa, 14 ENERO 2016
VISTO: El Expediente Externo N°57497-2015 de fecha
31/12/2015, que contiene el informe N° 006-2016- MPCP-GM-GIO-SGOSLA a
través del cual el Sub Gerente de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo remite
a la Gerencia de Infraestructura y Obras, el Presupuesto el Adicional de Obra N°
01 de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. RICARDO PALMA CUADRAS 01, 02,
03 Y 04, DISTRITO DE CALLERÍA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO –
UCAYALI”; y,
Que, con fecha 21/08/2015 se suscribió el Contrato de
Ejecución de Obra N° 002-2015-MPCP celebrado entre la Municipalidad
Provincial de Coronel Portillo y la contratista CONSORCIO RICARDO PALMA
(integrada por las siguientes empresas: INVERSIONES Y SERVICIOS
MERCURIO S.R.L, CONTRATISTA ATLAS E.I.R.L. y CONSTRUCTORA CASAV
E.I.R.L.), para que este último se encargue de la Ejecución de la Obra:
“MEJORAMIENTO DEL JR. RICARDO PALMA CUADRAS 01, 02, 03 Y 04,
DISTRITO DE CALLERÍA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI”,
por un monto total de S/. 2´737,754.45 (Dos Millones Setecientos Treinta y
Siete Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro con 45/100 Nuevos Soles) sin IGV y
con un plazo de Ciento Veinte (120) días calendario, habiéndose realizado la
entrega del terreno el 05/09/2015 e iniciado el plazo para la ejecución de la obra el
06/09/2015;
Que, a través de la Carta N° 472-2015-MPCP-GM-GIO-SGOSLA
recepcionado con fecha 25/11/2015, la Sub Gerencia de Obras, Supervisión,
Liquidación y Archivo comunica al Supervisor de la obra: “MEJORAMIENTO DEL
JR. RICARDO PALMA CUADRAS 01, 02, 03 Y 04, DISTRITO DE CALLERÍA,
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI”, que la Absolución de
Consulta efectuada al Proyectista responsable de la elaboración del Expediente
Técnico, este ha emitido opinión favorable para que se cambie las conexiones
domiciliarias directas por conexiones domiciliarias condominiales, por tal, deberá
instar a la Contratista presentas el Expediente Técnico de Adicional y Deductivo
Que, el Representante legal del CONSORCIO RICARDO PALMA
a través de la Carta N° 075-2015/C.R.P de fecha de recepción 19/12/2015, hace
llegar al Supervisor de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. RICARDO PALMA
CUADRAS 01, 02, 03 Y 04, DISTRITO DE CALLERÍA, PROVINCIA DE
deficiencias que serán superadas mediante el cambio del Sistema de Conexiones domiciliarias de desagüe directas.51.87% al monto contratado.0 m. por el sistema de conexiones domiciliarias de desagüe condominio. manifestando que el adicional surge por la necesidad de ejecutar partidas referidas a la instalación del Sistema de Conexiones domiciliarias directas de desagüe en las cuadras N° 02. sobre el Adicional de Obra N° 01 vinculante con el Deductivo de Obra N° 01.50 m y 2. con los siguientes trabajos: - Instalación de 61 conexiones domiciliarias de desagüe condominial.20 m y 1. en el cual señala que la ejecución del adicional es para dar solución a las deficiencias de hermeticidad presentadas en las acometidas de descarga de las conexiones domiciliarias de desagüe (tubería HDPE de 160 mm) a la Red Secundaria (tubería HDPE de 200 mm). informa al Sub Gerente de Obras. con Carta N° 031-2015-CSRP de fecha 31/12/2015. la solicitud del Adicional de obra N°01 vinculante con el Deductivo de Obra N°01. El adicional se sustenta abajo la siguiente estructura de costos: Que. Logrando con ello que la obra en su conjunto cumpla con los niveles de seguridad y durabilidad exigidos en este tipo de obras.54 m de tubería HDPE NTP ISO 21138 DN 200MM SN-8.164. poniendo en riesgo el pavimento rígido proyectado a causa de las filtraciones y fugas de agua en estas conexiones. Liquidación y Archivo. el Representante Legal del CONSORCIO SUPERVISION RICARDO PALMA encargado de la Supervisión de la Obra. Supervisión. RICARDO PALMA CUADRAS 01. 03 Y 04. las mismas que generan deductivos y adicionales de obras. . 03 y 04 del Jr. siendo que el monto neto del Adicional ascendiera a un total de S/. Ricardo Palma. debido al tipo de diseño planteado en el Expediente Técnico.50 m. de forma que cumpla así los objetivos para los cuales fue proyectada ésta.63 m de tubería HDPE NTP ISO 21138 DN 160MM N-8. “MEJORAMIENTO DEL JR. Construcción de 2 buzones de 1.0 m de diámetro y una altura variable entre 1. con un porcentaje de incidencia acumulado del 1. Construcción de 14 buzonetas de 1. DISTRITO DE CALLERÍA. Instalación de 513. Instalación de 90.87. 02. Por lo que se deben realizar las modificaciones al proyecto planteadas por el contratista.20 m de diámetro y una altura variable entre 1.CORONEL PORTILLO – UCAYALI”. Por lo mismo da su conformidad aprobando el Adicional de Obra N°01 con la finalidad de lograr la meta y funcionalidad de la obra por motivo que el sistema de conexiones domiciliarias de desagüe proyectado presenta fallas en las juntas acometidas de descarga domiciliaria (tubería HDPE de DN 160 mm) a la red secundaria (Tubería HDPE de DN 200 mm). PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI”.
Que. Por lo que. pone en conocimiento de la Gerencia de Infraestructura y Obras. los cuales. ha emitido su pronunciamiento respecto de Adicional de Obra N° 01 vinculante con el Deductivo de obra N° 01 de acuerdo a lo informado la causal del adicional se ha generado por modificaciones del Expediente Técnico. conforme lo imponen los incisos 1. RICARDO PALMA CUADRAS 01. Liquidación y Archivo. resulta indispensable la emisión del acto administrativo de Aprobación del Presupuesto del Adicional de Obra N° 01. DISTRITO DE CALLERIA.164. Que el Asesor Legal de la Gerencia de Infraestructura y Obras a través del Informe Legal N° 004-2016-MPCP-GM-GIO-OAL de fecha 07/0172016. 03 Y 04. por ser mayor el deductivo vinculante en S/.8 del Articulo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”.54 (Cincuenta y Un Mil Seiscientos Quince y 54/100 Soles) con una incidencia de -1. la Sub Gerencia de Obras. cuyo porcentaje de incidencia es de (1. PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI”.67 y la incidencia total es de -0. a través del Informe N° 006-2016-MPCP-GM-GIO-SGOSLA de fecha 06/01/2016.615. por un monto de S/. por partidas que ya no se van a ejecutar en la Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. Supervisión. estableciéndose como causal situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato.87%). 03 Y 04.01% y el plazo necesario para ejecutar el Adicional de Obra N° 01 es de 20 días calendario. PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI”.87 (Cincuenta y un Mil Ciento Sesenta y Cuatro con 87/100 Soles). debiendo considerar realizar modificaciones de metas físicas. de los antecedentes y análisis realizados es Procedente Aprobar el Adicional de Obra N° 01. por lo que de los antecedentes y análisis realizado es Procedente Aprobar el Adicional N° 01.4 y 1. 02. Supervisión. por un monto de S/. en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 207° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. se presume han sido elaborados de manera funcionalmente responsable y con estricto apego a la legalidad. 51. RICARDO PALMA CUADRAS 01.88%. DISTRITO DE CALLERÍA. Que. 51. . Liquidación y Archivo. remite a la Gerencia de Asesoría Jurídica todos los actuados del Adicional de Obra N° 01 vinculante con el Deductivo de Obra N° 01. 150. concluyendo que de conformidad con los informes técnicos emitidos por el Supervisor de Obra y la Sub Gerencia de Obras. que el Supervisor de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. 02. por lo que a consecuencia de dicho deductivo se cubrirá el Adicional de Obra N° 01.
87 (Cincuenta y Un Mil Ciento Sesenta y Cuatro con 87/100 Soles).S. 03 Y 04. siempre que ambas respondan a la finalidad del contrato original. N° 184-2008-EF y modificado mediante D. referente al proyecto: “MEJORAMIENTO DEL JR.87 (Cincuenta y Un Mil Ciento Sesenta y Cuatro con 87/100 Soles). Directiva N° 002-2010-CG/OEA aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 196-2010-CG. por el área técnica y legal correspondiente y estando a las consideraciones expuestas en los puntos procedentes y de conformidad con lo establecido en el Artículo 20° numeral 6) de la ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades. así como el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por D.. D. inciso d) de la Directiva N° 002-2010CG-/OEA aprobado por Resolución de Contraloría N° 196-2010-CG.. 02. Y en el inciso e) se define al Presupuesto Deductivo Vinculante como Presupuestos deductivos derivados de las situaciones de obra directamente relacionados con las prestaciones adicionales de obra. aprobado con Resolución de Alcaldía N° 003-2016-MPCP de fecha 11/01/2016. Adicional que es vinculante al Deductivo de Obra N° 01 teniendo una incidencia real acumulativa de -0. numeral 1. N° 1017 .87% del monto de la ejecución contractual. N° 138-2012-EF.01 con gastos generales y utilidades. será atendido con cargo a cuenta del Deductivo de Obra N° 01 vinculante a la presente obra. habiendo sido analizado el presente Expediente Técnico de Deductivo Vinculante de Obra N° 01. . por el monto de S/ 51. no s e requiere de su ejecución constituyendo reducciones y/o supresiones en el costo de la obra”.DISPONER que este Adicional de Obra N° 01 por el monto de S/ 51. DISTRITO DE CALLERÍA. ARTICULO SEGUNDO.54 (Cincuenta y Un Mil Seiscientos Quince y 547100 Soles). define al presupuesto deductivo de obra como: “Valoración económica de las obras que estado consideradas en el alcance del contrato.S.615.Ley de Competencias del Estado y su modificatoria mediante Ley N° 29873.APROBAR el ADICIONAL de OBRA N° 01 al Contrato de Ejecución de Obra N° 002-2015-MPCP. PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI”. por un monto de S/ 51.164.Que en el Capítulo V. RICARDO PALMA CUADRAS 01. SE RESUELVE: ARTICULO PRIMERO. Que.164. Leg. con una incidencia del 1.
ENCARGAR a la Gerencia de Secretaria General la notificación y distribución mediante correo electrónico institucional de la presente Resolución. Regístrese. ARTICULO CUARTO.ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura y Obras el cumplimiento de la presente Resolución.ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías de Información la publicación de la presente Resolución en el portal web de la institución.. Cúmplase y Archívese DISTRIBUCION GM GAJ GIO OCI Archivo Para efectos de Notificación Domicilio Legal: Jr. ARTICULO QUINTO. Comuníquese..ARTICULO TERCERO. Unión N° 195 – Pucallpa . ARTICULO SEXTO. para que determine las posibles responsabilidades a que hubiera lugar...ENCARGAR al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.
Documents Similar To Resolución de Alcaldía
Memorando Múlt.

References: Artículo 207
 Resolución 
 Artículo 20
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución