Source: http://docplayer.it/15000511-Allegato-1-al-p-s-c-diagramma-di-gantt-cronoprogramma-dei-lavori.html
Timestamp: 2018-04-27 07:26:04+00:00

Document:
ALLEGATO 1 AL P.S.C. DIAGRAMMA DI GANTT Cronoprogramma dei lavori - PDF
Download "ALLEGATO 1 AL P.S.C. DIAGRAMMA DI GANTT Cronoprogramma dei lavori"
Ambrogio Giordani
1 IREN ENERGIA S.P.A Pagina 1 di 6 COMMITTENTE PROGETTISTA IREN ENERGIA S.P.A. ALLEGATO 1 AL P.S.C. DIAGRAMMA DI GANTT Cronoprogramma dei lavori Art. 0 Decreto Legislativo 9 Aprile, n 81, allegato XV successive modifiche ed integrazioni. Attuazione dell articolo 1 della legge agosto 2007 n.12, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. REALIZZAZIONE STAZIONE DI SCAMBIO TERMICO E POMPAGGIO PER IL TELERISCALDAMENTO PRESSO TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO 12 OTTOBRE 201 EMISSIONE 01 COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA: PERADOTTO Ing. Michele Ordine Ing. Prov. To n. 861J Studio: via Amedeo Peyron, 27 1 Torino Mail: Tel./fax Studio di Ingegneria Peradotto Ing. Michele Via Peyron, 27-1 Torino ALL 1_IREN SPA-OP-MECC-DIAGRAMMA DI GANTT-O1
2 IREN ENERGIA S.P.A Pagina 2 di 6 PREMESSA SI PRECISA CHE LA SEQUENZA DELLE FASI DI CUI NEL PRESENTE DOCUMENTO E DA CONSIDERARSI A TITOLO DI PROPOSTA IN QUANTO L APPALTATORE DOVRA, COME PRESCRITTO ALL INTERNO DEL CAPITOLATO DI GARA, RIANALIZZARE LE LAVORAZIONI ELABORANDO UN NUOVO CRONOPROGRAMMA E INTEGRANDO DI CONSEGUENZA IL PRESENTE P.S.C. SULLA BASE DI SUCCESSIVA ULTERIORE ANALISI DEI RISCHI. Studio di Ingegneria Peradotto Ing. Michele Via Peyron, 27-1 Torino ALL 1_IREN SPA-OP-MECC-DIAGRAMMA DI GANTT-O1
3 TABELLA ANALITICA GANTT Tabella Analitica Gantt F A S I D I L A V O R O Z I gg L gg C ESECUZIONE RILIEVI E PROGETTAZIONE Esecuzione rilievi 6 E 76 1 ALLESTIMENTO AREA FISSA DI CANTIERE 1 E 12 Realizzazione della viabilità del cantiere 1 E 12 Formazione di manto di usura e collegamento 1 E 12 Realizzazione di rete raccolta delle acque con disoleatore 1 E 12 Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali, locale officina e per gli impianti fissi 1 E 12 Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 E 12 Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 E 12 Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 E 12 Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 12 Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 E 12 FASE 1:REALIZZAZIONE CABINA ELETTRICA AEMD Allestimento di cantiere temporaneo su strada 2 E 1 1 Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 E E 1 1 Scavo a sezione obbligata 2 E Strutture in fondazione in c.a. 2 E Strutture in elevazione in c.a.e/o in blocchi 2 E Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato e attesa per la maturazione della struttura 2 E 1 21 Impermeabilizzazione di coperture 2 E Realizzazione di quadri elettrici e linee in cabina 2 E 8 2 E 1 1 FASE 2: REALIZZAZIONE CAVIDOTTO Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche E 2 2 E 2 Taglio di asfalto di carreggiata stradale Scavo a sezione obbligata Realizzazione stazione di scambio termico e pompaggio per il teleriscaldamento presso il termovalorizzatore del gerbido - Pag.
4 Tabella Analitica Gantt Posa di conduttura elettrica Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. Realizzazione di soletta in c.a.per carichi stradali Pozzetti di ispezione e opere d'arte Formazione provvisorio di manto di usura e collegamento E 2 2 E 2 2 FASE : IMPIANTISTICA NELL'EDIFICIO TELERISCALDAMENTO E 1 1 Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere E 1 1 Realizzazione opere in c.a. (basamenti,cunicoli) E 1 20 Posa di carroponte E 7 Posa serbatoio esterno E Posa scambiatore E 7 Posa pompe E 7 Posa tubazioni E Realizzazione impiantistica elettrica e automazione E 0 E 6 FASE : DORSALE DI SCARICO ALLA FOGNATURA E 1 1 Realizzazione stazione di scambio termico e pompaggio per il teleriscaldamento presso il termovalorizzatore del gerbido - Pag.
5 Tabella Analitica Gantt Taglio di asfalto di carreggiata stradale E 6 Scavo a sezione obbligata E 7 Posa di conduttura fognaria E Rinterro di scavo eseguito a macchina E Formazione provvisorio di manto di usura e collegamento E 2 2 E 2 2 SMOBILIZZO CANTIERE 1 E 12 Asportazione di strato di usura e collegamento 1 E 6 Formazione di tappeto erboso 1 E LEGENDA: Z = ZONA Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori: 1) = AREA FISSA DI CANTIERE 2) = FASE 1 ) = FASE 2 ) = FASE ) = FASE 6) = rilievo I = IMPRESA Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori: E <Nessuna impresa definita> gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro Realizzazione stazione di scambio termico e pompaggio per il teleriscaldamento presso il termovalorizzatore del gerbido - Pag.
6 ESECUZIONE RILIEVI E PROGETTAZIONE Nome attività Durata 76 g Mese -1 Mese 1 Mese 2 Mese Mese Mese Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese Mese 11 Mese 12 s-1 s1 s2 s s s s6 s7 s8 s9 s s11 s12 s1 s1 s1 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s2 s2 s2 s26 s27 s28 s29 s0 s1 s2 s s s s6 s7 s8 s9 s0 s1 s2 s s s s6 s7 s8 s9 s0 s1 s2 Esecuzione rilievi 76 g Z6 76 ALLESTIMENTO AREA FISSA DI CANTIERE Realizzazione della viabilità del cantiere Formazione di manto di usura e collegamento Realizzazione di rete raccolta delle acque con disoleatore Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali, locale officina e per gli impianti fissi Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere Allestimento di servizi sanitari del cantiere Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere Realizzazione di impianto elettrico del cantiere Realizzazione di impianto idrico del cantiere FASE 1:REALIZZAZIONE CABINA ELETTRICA AEMD Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 1 Scavo a sezione obbligata Strutture in fondazione in c.a. g Strutture in elevazione in c.a.e/o in blocchi Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato e attesa per la maturazione della struttura 1 1 Impermeabilizzazione di coperture g Realizzazione di quadri elettrici e linee in cabina 8 g 8 1 FASE 2: REALIZZAZIONE CAVIDOTTO 29 g Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche Z 2 Z 2 Taglio di asfalto di carreggiata stradale Scavo a sezione obbligata Posa di conduttura elettrica Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. Realizzazione di soletta in c.a.per carichi stradali Pozzetti di ispezione e opere d'arte Formazione provvisorio di manto di usura e collegamento 7 g Z 2 Z 2 FASE : IMPIANTISTICA NELL'EDIFICIO TELERISCALDAMENTO 7 1 Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 Realizzazione opere in c.a. (basamenti,cunicoli) 1 1 Posa di carroponte Posa serbatoio esterno 19 g 19 Posa scambiatore Posa pompe Posa tubazioni 19 g 19 Realizzazione impiantistica elettrica e automazione 0 g 0 FASE : DORSALE DI SCARICO ALLA FOGNATURA 1 g Z 1 Taglio di asfalto di carreggiata stradale Z Scavo a sezione obbligata Z Posa di conduttura fognaria g Z Rinterro di scavo eseguito a macchina g Z Formazione provvisorio di manto di usura e collegamento 2 g Z 2 2 g Z 2 SMOBILIZZO CANTIERE Asportazione di strato di usura e collegamento Formazione di tappeto erboso LEGENDA Zona: = AREA FISSA DI CANTIERE = FASE 1 Z = FASE 2 = FASE Z = FASE Z6 = rilievo Realizzazione stazione di scambio termico e pompaggio per il teleriscaldamento presso il termovalorizzatore del gerbido - Pag. 2
ALLEGATO A IL COMMITTENTE (LEGALE RAPPRESENTANTE DERIU MIMMIA)
ALLEGATO A Comune di BONORVA Provincia di SASSARI DIAGRAMMA DI GANTT Cronoprogramma dei lavori (D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV) OGGETTO: IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SOLARE TERMICO INTEGRATO
ALLEGATO A Comune di Comune di Castelfidardo Provincia di AN DIAGRAMMA DI GANTT Cronoprogramma dei lavori (D.Lgs 9 aprile 2008 n. 8, Art. 00 e Allegato XV) OGGETTO: Collegamento tra la S.P.n.3 della Val
DIAGRAMMA DI GANTT cronoprogramma dei lavori (Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) (D.Lgs. 3 agosto 2009, n.
ALLEGATO "A" Comune di Porto Cesareo Provincia di LE DIAGRAMMA DI GANTT cronoprogramma dei lavori (Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) (D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 10) OGGETTO:
COMUNE DI SESTU. Sistemazione marciapiede tratto Corso Italia-Via Dante. Diagramma di Gant Allegato Ba
COMUNE DI SESTU Provincia di Cagliari Via Scipione 1-09028 Sestu Tel. 070/23601 - Fax 070/261908 E-mail lavoripubblicisestu@tiscali.it Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Spanu I progettisti:
ALLEGATO A Comune di Monserrato Provincia di CA DIAGRAMMA DI GANTT Cronoprogramma dei lavori (Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) OGGETTO: "Manutenzione
Corso di Estimo. Diagramma di Gantt. Prof. Stefano Stanghellini
Corso di Estimo Diagramma di Gantt Docente: Collaboratore: Prof. Stefano Stanghellini Arch. Alessandro Mascarello Perché si si calcola la durata del cantiere? La durata del cantiere si calcola per stabilire:
IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO ALIMENTATO A BIOMASSE (LEGNO VERGINE) A SERVIZIO DELLA FRAZIONE DI VALLOMBROSA NEL COMUNE DI REGGELLO
IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO ALIMENTATO A BIOMASSE (LEGNO VERGINE) A SERVIZIO DELLA FRAZIONE DI VALLOMBROSA NEL COMUNE DI REGGELLO Dott. Ing. Paolo Vangi Via Roma, 289 50012 Bagno a Ripoli (FI) Tel./Fax
ALLEGATO "A" Comune di Villongo Provincia di Bergamo DIAGRAMMA DI GANTT cronoprogramma dei lavori (Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 008, n. 81 e s.m.i.) (D.Lgs. 3 agosto 009, n. 106) OGGETTO:
CANTIERE: Via Foglizzo n.2/20 e Corso Piemonte nn.46-48, Settimo Torinese (TO)
ALLEGATO A Comune di Settimo Torinese Provincia di TO DIAGRAMMA DI GANTT Cronoprogramma dei lavori (D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV) OGGETTO: Manutenzione straordinaria di stabili di
1. Premessa 3. 2. Riferimenti normativi 3. 3. Contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento 4. 4. Allegati del PSC 7
INDICE 1. Premessa 3 2. Riferimenti normativi 3 3. Contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento 4 4. Allegati del PSC 7 pagina 2 di 7 1. Premessa Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è redatto per
LAVORI ESEGUITI: - Risoluzione dei sottoservizi interferenti - Demolizione delle opere in c.a. in atrio e in banchina - Innalzamento banchine/nuove travi per il prolungamento della copertura di banchina
Procedura aperta n. 27/2012
DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L EDILIZIA PUBBLICA SERVIZIO EDILIZIA PER LA CULTURA Procedura aperta n. 27/2012 APPALTO INTEGRATO PER IL RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI PARTE DEL COMPLESSO MONUMENTALE
COMUNE DI LATERINA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ASSERVITO ALL IMMOBILE PALESTRA COMUNALE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI LATERINA:
COMUNE DI LATERINA Via Trento, 21 52020 - LATERINA (AR) Tel. +39 0575 88011 - Fax. +39 0575 894626 e-mail: comune@comune.laterina.ar.it PEC: comune.laterina@postacert.toscana.it REALIZZAZIONE DI IMPIANTO
ALLEGATO "A" Comune di Alberone Provincia di Fe DIAGRAMMA DI GANTT cronoprogramma dei lavori (Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) (D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) OGGETTO: Progetto
Diagramma di Gantt. DIAGRAMMA DI GANTT (Art. 2 punto 2 lettera e), f) e punto 3 del D.P.R. 222/03 Art. 12 punto 1 D.Lgs. 494/96 e s.m.i.
Diagramma di Gantt Data: 10/07/2007 Cantiere: Cantiere Esempio Indirizzo: Via Roma, 7 Città: Milano Committente: Comune di Milano DIAGRAMMA DI GANTT (Art. 2 punto 2 lettera e), f) e punto 3 del D.P.R.
Nome attività. Allestimento cantiere
MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
Fondazione dell Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania
Fondazione dell Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania Corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l esecuzione dei lavori
RELAZIONE. b) costituire la base per l'aggiornamento dei prezzi secondo la modalità del prezzo chiuso;
RELAZIONE Il Cronoprogramma dei lavori citato negli articoli 33, 40, 43, 124 e 137 del D.P.R. n 207/2010 rappresenta, essenzialmente, l andamento nel tempo degli importi dei lavori da eseguire ed è fondamentale
ALLEGATO "A" Comune di Pollutri Provincia di Chieti DIAGRAMMA DI GANTT cronoprogramma dei lavori (Allegato XV e art. 0 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) (D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 6) OGGETTO: Lavori
Elenco delle Unità strutturali. Strutture di fondazione Sono previste al piano terra dell area 1. Travi di fondazione in acciaio.
INDICE 1 PREMESSA... 2 2 PIANO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE (art. 10.1 DM 14/01/2008)... 3 3 MANUALE D'USO... 6 4 MANUALE DI MANUTENZIONE... 7 5 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE... 9 1 PREMESSA Il piano di
FASCICOLO DELL'OPERA Art. 91, comma 1, lettera b), D. Lgs. 81/2008 Allegato XVI al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008
GEOM. DARIO GARBUGLIA Via Moncenisio n. 167 10051 AVIGLIANA (TO) TEL. 3356305719 email : dario.garbuglia@alice.it FASCICOLO DELL'OPERA Art. 91, comma 1, lettera b), D. Lgs. 81/2008 Allegato XVI al D. Lgs.
ALLEGATO "A" DIAGRAMMA DI GANTT. Comune di Montù Beccaria Provincia di PV
ALLEGATO "A" Comune di Montù Beccaria Provincia di PV DIAGRAMMA DI GANTT cronoprogramma dei lavori (Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) (D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) OGGETTO:
Provincia di Roma PROGETTO PER IL COLLEGAMENTO VIARIO ADIACENTE PALAZZO DORIA PAMPHILI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' DI ACCESSO OGGETTO:
Provincia di Roma OGGETTO: PROGETTO PER IL COLLEGAMENTO VIARIO ADIACENTE PALAZZO DORIA PAMPHILI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA DI ACCESSO COMMITTENTE: Comune di Valmontone Dott Arch Roberto Pinci
Sistema innovativo per la gestione e la raccolta delle acque meteoriche. www.geoplast.it
Sistema innovativo per la gestione e la raccolta delle acque meteoriche www.geoplast.it NUOVO ELEVETOR TANK USO E CARATTERISTICHE Base Elevetor / Vantaggi e caratteristiche Cassero Elevetor / Vantaggi
VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO RUMORE (Ai sensi del Testo Unico della Sicurezza di cui al D.Lgs. 9-04-2008 n. 81 Titolo VIII, Capo II e s.m.i.
VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO RUMORE (Ai sensi del Testo Unico della Sicurezza di cui al D.Lgs. 9-04-2008 n. 81 Titolo VIII, Capo II e s.m.i.) S.P.6-QUARRATA/PONTE ALLA TRAVE MESSA IN SICUREZZA DEL
RENDICONTO DELLA GESTIONE SERVIZIO DI FOGNATURA anno 2013
COMUNE DI TUENNO Provincia di Trento RENDICONTO DELLA GESTIONE SERVIZIO DI FOGNATURA anno 2013 Allegato al Rendiconto della Gestione dell anno 2013 del Comune di Tuenno approvato con deliberazione del
Comune di #Datigen/committente/5# (Prov di ) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Comune di #Datigen/committente/5# (Prov di ) PROGETTAZIONE PRELIMINARE (Art. 18 DPR 21/12/99, N. 554) Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza (art. 18, comma 1, lett. f del
Ing. Marcello Crispiatico - Viale Carducci 28 Sanremo (IM)
Ing. Marcello Crispiatico - Viale Carducci 28 Sanremo (IM) Ing. Marcello Crispiatico - Viale Carducci 28 Sanremo (IM) Ing. Marcello Crispiatico - Viale Carducci 28 Sanremo (IM) Ing. Marcello Crispiatico
COMUNE DI LATERINA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ASSERVITO ALL IMMOBILE SCUOLA ELEMENTARE COMUNALE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI LATERINA:

References: Art. 0
 articolo 1
 Art. 100
 Art. 00
 art. 100
 art. 100
 art. 100
 art. 100
 Art. 100
 art. 100
 Art. 12
 art. 0
 Art. 91
 Art. 91
 art. 100