Source: https://www.scribd.com/document/271558337/Procedimiento-de-Gestion
Timestamp: 2018-12-13 13:13:57+00:00

Document:
Uploaded by Javier Montoro Carrasco
gestion de SUC en MARCO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PARA
OPERADORES. SERVICIO MARCO
(SERVICIO MAYORISTA DE ACCESO A REGISTROS Y
CONDUCTOS)
OFERTA DE REFERENCIA DE SERVICIOS MAYORISTAS DE ACCESOS A INFRAESTRUCTURAS
SERVICIOS QUE COMPONEN EL SERVICIO MAYORISTA DE ACCESO A
REGISTROS Y CONDUCTOS (MARCO)
SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE VACANTES (SIV)
ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE VACANTES
CRONOGRAMA DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE VACANTES
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE VACANTES
SERVICIO DE USO COMPARTIDO (SUC)
CRONOGRAMA DE UNA SOLICITUD DEL SERVICIO DE USO COMPARTIDO SUC
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE SOLICITUD DEL SERVICIO DE USO COMPARTIDO
SOLICITUD DEL OPERADOR DEL SERVICIO DE USO COMPARTIDO (SUC)
VALIDACIÓN POR GGCAN (OPERACIONES) DE LA SOLICITUD DEL OPERADOR DEL
GESTIÓN DEL REPLANTEO CONJUNTO POR OPERACIONES
REPLANTEO CONJUNTO
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL OPERADOR
CONFIRMACIÓN DE LA SOLICITUD DE USO COMPARTIDO SEGÚN ACTA DE
REPLANTEO POR OPERACIONES
OCUPACIÓN POR EL OPERADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN USO
COMPARTIDO SEGÚN LA SOLICITUD CONFIRMADA
SATURACIÓN DE LAS CANALIZACIONES SOLICITADAS POR EL
EXTRACCIÓN DE CABLES EN DESUSO Y REAGRUPACIÓN DE CABLES
PROVISIÓN DE RUTAS ALTERNATIVAS
CONSTRUCCIÓN/AMPLIACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS
AMPLIACIÓN DE CANALIZACIONES DE SALIDA DE LA CENTRAL
PROVISIÓN DE FIBRA OSCURA
CESIÓN DE FIBRAS ENTRE OPERADORES AUTORIZADOS
TENDIDO DE CABLE DE FO DESDE SALA OBA A LA PRIMERA CR A LA
SALIDA DELA CENTRAL
SEGUNDO TENDIDO DE FIBRA
ENTREGA DE SEÑAL OBA
INCIDENCIAS DE PROVISIÓN (OBSTRUCCIONES)
INCIDENCIAS EN MANTENIMIENTO
ALTA DE INCIDENCIA POR TELEFÓNICA (ASOCIADA A CR, ARQUETA O POSTE)
TELEFÓNICA DETECTA AVERÍA Y LO COMUNICA AL OPERADOR
TELEFÓNICA DETECTA INCUMPLIMIENTOS PRL, DEFECTOS DE OBRA O AVERÍAS
PROVOCADAS POR OPERADOR (EN LA OBRA CIVIL Y CABLES).
VARIACIONES EN INFRAESTRUCTURAS OCUPADAS POR LOS OPERADORES
RESUMEN DE BUZONES DE LOS DIFERENTES GRUPOS QUE
INTERVIENEN EN EL SERVICIO MARCO
ANEXO 2. EJEMPLOS DE REPRESENTACIÓN GRAFICA DE CÁMARAS Y
ARQUETAS EN CARPE/ESCAPEX
ANEXO 3. NUMERACIÓN DE CONDUCTOS EN EL INTERIOR DE LAS CÁMARAS 50
Como consecuencia de la resolución MTZ 2008/626 de la Comisión de Mercado de las
Telecomunicaciones (CMT), Telefónica debe proporcionar acceso a las infraestructuras de
Obra Civil instaladas en Dominio Público, para lo que Telefónica va a ofrecer a los operadores
el Servicio MARCO (Mayorista de Acceso a Registros y Conductos). El objeto de este
documento es describir el procedimiento operativo para atender las Solicitudes del Servicio de
Información de Vacantes en la canalización entre registros y las Solicitudes de Acceso
Compartido de Infraestructuras, que forman parte de MARCO.
2. CARACTERISTICAS COMUNES
La cobertura material del servicio MARCO es la indicada por la CMT en la Resolución dictada
en el expediente número MTZ 2008/626, y que se puede resumir en los siguientes puntos1:
i) Provisión de acceso a infraestructuras
Se facilitará el acceso, bajo las condiciones recogidas en la presente oferta, a toda
infraestructura de obra civil en posesión de Telefónica o sobre las que Telefónica ostente
un derecho de uso, aun sin ostentar su propiedad.
ii) Provisión de servicios de acceso a recursos asociados (tendido de cable)
El servicio de tendido de cable de fibra óptica desde la sala OBA hasta la cámara más
cercana a la cámara 0 está disponible en todas las centrales de Telefónica.
iii) Provisión de información sobre infraestructuras
Telefónica deberá aportar a los operadores alternativos toda la información necesaria de
sus infraestructuras de obra civil para que los mismos puedan planificar sus peticiones de
- Centrales FTTH
Se facilitará información acerca de todas las centrales FTTH que Telefónica tiene previsto
desplegar, manteniéndose actualizada dicha información con al menos seis meses de
antelación sobre la fecha de operación.
- Centrales OBA y nodos
En todas las centrales incluidas en la lista de la OBA así como en aquellas centrales que
dispongan de bucles o subbucles arrendados a algún operador, y también en las zonas en
que Telefónica ofrezca servicios minoristas de banda ancha desde nodos remotos,
Telefónica deberá tener disponible para su acceso por terceros información suficiente en
relación con sus infraestructuras de obra civil, incluyendo entre otros aspectos información
sobre las características técnicas y físicas de la infraestructura, así como sobre el espacio
disponible en sus canalizaciones, cámaras, arquetas, conductos o cualquier otra
instalación relevante.
Cuando un Operador constate defectos o carencias en la información suministrada por
En cuanto a las obligaciones de acceso y transparencia.
Telefónica en relación con dichas infraestructuras, podrá requerir a Telefónica su
subsanación en un plazo no superior a un mes.
- Otras centrales
En las áreas no cubiertas por los epígrafes anteriores, Telefónica pondrá a disposición de
terceros, en caso de que éstos lo soliciten, información relativa a la infraestructura de obra
civil disponible en el ámbito de las centrales o nodos remotos que se soliciten. La citada
información se suministrará en un plazo de tiempo inferior a 6 meses.
En cualquier caso, el ámbito territorial de la Oferta de referencia debe interpretarse a la luz de
lo establecido en la Resolución de 19 de noviembre de 2009 (expediente MTZ 2009/1223) y la
resolución dictada el día 8 de abril de 2010 (expediente AJ 2009/2131).
En el Servicio MARCo se contemplan como “Días laborables” a los días comprendidos de
lunes a viernes, con la excepción de los festivos de Madrid capital.
Cada solicitud de los servicios SICO y SUC que componen el servicio MARCO, se realiza
referenciada a un único código MIGA, es decir, por área de servicio de central.
El servicio MARCO facilitará el acceso a los elementos de obra civil (canalizaciones, registros y
postes) necesarios para el despliegue de las redes de acceso de nueva generación (fibra
óptica o coaxial) de los operadores.
Para otros acuerdos de acceso que se consideren fuera del ámbito de aplicación de la Oferta
de referencia, se estará a lo acordado entre las partes y a la Resolución dictada en el
expediente MTZ 2008/626, pudiendo en caso de discrepancia acudirse a la CMT.
3. SERVICIOS QUE COMPONEN EL SERVICIO MAYORISTA DE ACCESO A
El servicio MARCO está compuesto por dos servicios diferenciados:
A. Servicio de Información de conductos y otras infraestructuras de obra civil (SICO), que
permitirá a los Operadores conocer la infraestructura de obra civil y los postes en las zonas
de cobertura definida en el punto 2.1. El Operador se debe dar de alta en el servicio de
conformidad con los requisitos exigibles. El Servicio de Información SICO se compone de
• Servicio de Información de Infraestructuras, existentes en CARPE o ESCAPEX.
Para el acceso a CARPE o ESCAPEX se ha implementado un enlace en NEON que
permite al Operador navegar en dichos sistemas según la provincia seleccionada y
con visibilidad de las centrales incluidas en el servicio.
Mediante este servicio los operadores pueden acceder a información sobre las
redes de alimentación, distribución, salidas laterales y red de dispersión cuando se
encuentre canalizada y en dominio público.
Solicitud de Información de Vacantes, SIV, que ofrece al Operador solicitante la
GGCAN (Grupo especializado de Operaciones en la gestión de MARCO) contestará a la solicitud de información de vacantes. 4. etc. Servicio de Compartición de Infraestructuras de Telefónica (Servicio de Uso Compartido SUC).. Si hay capacidad o no en un conducto ocupado por los cables de Telefónica también dependerá de las dimensiones del cable que va a instalar el Operador y de la situación en cada caso (dimensiones del tubo de salida). según el sistema gráfico de Telefónica. ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE VACANTES Cuando los operadores o Telefónica intervengan en las infraestructuras para la realización de replanteos.en ellas emplazados. B. con indicación de la disponibilidad de dicha capacidad. SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE VACANTES (SIV) Los Operadores introducirán la Solicitud de Información de Vacantes (SIV) en NEON. habitualmente. en cada solicitud el Operador podrá solicitar información sobre la capacidad vacante en la canalización entre registros hasta un máximo de 40 registros conectados con canalización entre sí y de forma consecutiva. Información sobre salidas laterales En el servicio de información se presupone la existencia de capacidad en las salidas laterales (último tramo de una canalización lateral de la red de distribución que comunica el último registro con una fachada. o entre postes y registros. debido a que será necesario realizar un proyecto de ingeniería planta exterior. por lo que el análisis de la solución técnica más adecuada se debe realizar en el Replanteo. y en ocasiones habrá que compartir conducto. El Operador sólo puede solicitar el servicio en las zonas donde tenga visibilidad. la instalación de cables o el desarrollo de tareas de mantenimiento. entendiéndose que en principio va a existir capacidad vacante teórica en las salidas laterales. Para facilitar la gestión. y se deberá gestionar durante el Servicio de Uso Compartido de Infraestructuras (SUC). subconductos. 4. generalmente. por 2 conductos de PVC de 110 ó 63 mm. un poste. Dichos sistemas deberán ofrecer al menos la información siguiente: • Número y tamaño (longitud y sección) de los conductos y subconductos presentes en las secciones de canalización visitadas. Procedimiento de Gestión Página 6 de 50 . Telefónica deberá actualizar en su sistema de provisión ESCAPEX la información sobre dichas infraestructuras y sobre los recursos –cables. Por lo tanto. Cada ramificación de la red se analizará en solicitudes separadas.OFERTA DE REFERENCIA DE SERVICIOS MAYORISTAS DE ACCESOS A INFRAESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL información puntual más aproximada posible sobre la existencia de capacidad vacante en el ámbito de infraestructuras de conductos y registros solicitado. pero no puede solicitar información de vacantes entre postes. y con cables de poco diámetro. según disponga la Regulación vigente en cada momento. El Operador podrá solicitar el servicio en las zonas de cobertura del servicio MARCO.1. para el estudio mecánico de la línea de postes. y suelen ser tramos cortos y rectos salvo el codo de salida a fachada o poste. será posible instalar varios cables en el mismo conducto. El Operador previamente debe haber consultado CARPE o ESCAPEX para Operadores desde NEON. que permite a los Operadores solicitar el uso compartido de infraestructura de obra civil y postes según la cobertura y ámbito de aplicación definidos en el apartado 2. el interior de una vivienda o una arqueta ICT) puesto que está formado.
instalaciones de cables o actuaciones de mantenimiento tanto por parte de Telefónica (en autoprestación) como de los operadores. Procedimiento de Gestión Página 7 de 50 . Opcionalmente Telefónica podrá incorporar en sus sistemas la información necesaria para identificar dichas características de diseño. CRONOGRAMA DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE VACANTES El Operador recibirá la contestación por parte de Telefónica en el plazo máximo de 10 días laborables a partir de la entrada de la Solicitud de información de vacantes (SIV) en Telefónica (NEON). Cronograma de Solicitud de Información de Vacantes T0 T0: Entrada Solicitud T1 Plazos máximos 10 días laborales Servicio Información Ocupación Respuesta al Operador Solicitud Serv. La Solicitud pasará del estado Pendiente a Finalizada.2.OFERTA DE REFERENCIA DE SERVICIOS MAYORISTAS DE ACCESOS A INFRAESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL • Número y tamaño (longitud y sección) de los cables presentes en las secciones de canalización visitadas. 4. El nº máximo de solicitudes por Operador es de 100 a la semana. La provisión de dicha información deberá hacerse al menos bajo demanda en el plazo máximo de 10 días laborables tras la solicitud del Operador. Información Fin de plazo Servicio Información Información sobre continuidad de la línea de postes Por otra parte. el Operador podrá solicitar a Telefónica información que permita determinar qué postes pueden ser incluidos en un mismo tendido de cable. La actualización de dicha información en los sistemas de provisión de Telefónica deberá efectuarse en el plazo máximo de 15 días laborables a contar desde la fecha en que se haya efectuado la intervención en las infraestructuras. debe tenerse en cuenta que la apertura de una cámara o arqueta conlleva la obligación de registrar la información de todas las secciones de canalización que confluyen en ella. ya sea motivada por replanteos. • En ambos casos.
Sólo podrán seleccionar una provincia del desplegable. ARQ H tipo de construcción PREFA Arq. CR gTP Arq. con la dirección física y el nº IPID. D ARQ D.OFERTA DE REFERENCIA DE SERVICIOS MAYORISTAS DE ACCESOS A INFRAESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL 4. Los registros deben ser consecutivos y con continuidad entre ellos. CR gJP CR gTP CR TP.Central. siendo 40 el máximo por solicitud. seleccionando el tipo de registro e identificándolo con el número que aparece en el sistema gráfico. y en el caso de las arquetas que no disponen del número. ARQ D tipo de construcción PREFA Arq. CR gBR CR gBRF CR BRF.. CR gABP tipo de construcción PREFA CR gLP ARQ LP. DFO-C ARQ DFO-C Arq. CR gTR CR gABP ARQ ABP. donde esté abierto el servicio MARCO.3. CR gABP. M ARQ M. Sólo podrán seleccionar una central del desplegable dentro de la provincia seleccionada. CR BR. ARQ M tipo de construcción PREFA Arq. IPC ARQ IPC Arq. . CR LP.Provincia. . NN ARQ NN Procedimiento de Gestión Página 8 de 50 . H ARQ H. ARQ BR tipo de construcción PREFA. CR gJR CR gTR CR TR. CR ABP. ARQ ABP tipo de construcción PREFA. CR gBR tipo de construcción PREFA CR gLR CR LR.Los valores del tipo de registro son los siguientes: Tabla tipos de registros Identificación en CARPE CR gBR ARQ BR. DFO ARQ DFO. donde esté abierto el servicio MARCO. CR DFO Arq. CR gLR CR gJR CR JR. 1 1 2 i-1 2 i i 40 40 Registros (max) con continuidad Nº TIPO DE REGISTRO 1 Desplegable 2 . CR ABP tipo de construcción PREFA. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE VACANTES El Operador introduce la solicitud en NEON. 40 - IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO O ARQUETA Texto libre máximo 185 caracteres Datos de la solicitud.. 1. CR gLP CR gJP CR JP. cumplimentando los siguientes datos: .
00 (cadena fija. “CRI” (cadena fija de tres caracteres. que indica que la solicitud es del tipo “Conductos Registros Informe”. Automáticamente NEON rellena el resto de campos de la solicitud: Código. en el campo del formulario “identificador del registro o arqueta”. • Datos erróneos al identificar un registro. Usuario del Operador (NEON) que ha creado la solicitud. Fecha de solicitud (aaaammdd). rellenando con una de los siguientes posibilidades (tabulado en desplegable): • Existe capacidad vacante. indicando que la solicitud se ha recibido vía web). la dirección y el nº IPID (en CARPE) o nº ID-Identificador principal (en ESCAPEX). Número de 4 dígitos secuencial (la secuencia es común para todos los operadores). • No hay garantías de capacidad vacante. El Operador deberá identificar. Número de solicitud: xxxCRIWxxxx aaaammdd00 Código Operador (3 dígitos). nombre y CIF del Operador. 2. S ARQ S CR IPC CR IPC CR NN CR NN OTROS registros Tipología no identificada CANALIZACIÓN Canalización que comienza en cliente y termina en galería de servicios. Fecha de la solicitud. W (cadena fija. GGCAN analiza si existen conductos vacantes en la canalización de unión entre los registros que ha solicitado el Operador y cumplimenta para cada registro si hay capacidad disponible. o que son de un tipo antiguo (sólo se han tabulado los tipos más habituales). F ARQ F Arq. • Datos erróneos: Registro no consecutivo Procedimiento de Gestión Página 9 de 50 . para completar la longitud de 21). o la canalización de unión entre edificios En CARPE/ESCAPEX figuran tipos de cámaras y arquetas no identificadas. NEON valida que el Operador cumplimente todos los datos (y no deja vacía ninguna identificación de registro) y crea automáticamente el Número de Solicitud e informa al Operador del mismo y de la fecha límite de contestación del formulario por Telefónica (Fecha Objetivo= Fecha solicitud+10 días laborables). NEON almacena la solicitud del Operador en estado Pendiente. en los casos en los que elija OTROS. si no está numerada. el código que figure en CARPE/ESCAPEX y. de forma que podrá ser consultada por el Operador y por Telefónica.OFERTA DE REFERENCIA DE SERVICIOS MAYORISTAS DE ACCESOS A INFRAESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL Arq.
y del registro en el sistema gráfico CARPE/ESCAPEX de la reserva/compartición de las canalizaciones. Para los casos en los que el Operador solicite el uso compartido de postes. estado en el que comienza la facturación y ya se ha registrado en CARPE/ESCAPEX la reserva de las infraestructuras.) El Operador podrá ANULAR su Solicitud de Uso Compartido hasta que se encuentre en el Estado SUC Confirmada. etc.OFERTA DE REFERENCIA DE SERVICIOS MAYORISTAS DE ACCESOS A INFRAESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL Una vez rellenado dicho formulario. y si es preciso realizar las modificaciones necesarias (arriostrar. Procedimiento de Gestión Página 10 de 50 . Además el GGCAN se encargará de gestionar con las unidades operativas locales (provincia de la Solicitud)las actividades de Replanteo conjunto con el Operador. tendrá que realizar y después ejecutar un proyecto de ampliación de las canalizaciones saturadas. lo que supondrá la Baja en facturación y en el sistema gráfico. • Tramitar las Solicitudes rellenando los datos necesarios según el Estado en que se encuentre. En las centrales de Telefónica. El Operador podrá solicitar la BAJA a partir de que la Solicitud se encuentre en el Estado SUC Confirmada. con o sin coste dependiendo del estado de la Solicitud. CR y arquetas que se han abierto durante el replanteo. 5. y para ello las unidades operativas locales se ocuparán de la gestión del tendido de un cable desde sala OBA hasta una CR lo más próxima posible a la central. NEON validará que todos los registros estén informados (a excepción del último. cambio de tipo de poste. pasará la solicitud a estado Finalizada y remitirá un correo electrónico al Operador indicándole que ya dispone de la contestación a su solicitud en NEON.) Si no existe espacio vacante. SERVICIO DE USO COMPARTIDO (SUC) Tanto el GGCAN como el Operador realizarán las siguientes acciones en NEON (MARCO): • Consulta de las Solicitudes de Uso Compartido. el Operador podrá solicitar el uso compartido de la CR0. Las obras comenzarán una vez que la SUC esté confirmada. después del replanteo conjunto con el Operador será necesaria la intervención de las unidades operativas de Ingeniería Planta Externa para realizar el estudio mecánico de postes. registros y postes. GGCAN introducirá los datos necesarios para que el sistema pueda calcular los costes de la SUC (metros de subconductos. • Anexar y descargar documentos asociados a una Solicitud. etc. puesto que se analiza espacio vacante entre registros).
1. ante las que Telefónica deberá dimensionar sus recursos para atender la demanda del Operador en cada momento. Los cupos aplicables a los operadores se establecerán.1. Demanda planificada La demanda planificada será satisfecha con un límite semanal de 1500 registros por Operador en total y 300 por Operador y provincia.1 días Solicitud por Operador en NEON Miércoles Lunes To. no confirmada. Con esta finalidad los operadores podrán introducir vía NEON sus previsiones de demanda con 6 meses de antelación. 5.2. SOLICITUD DEL OPERADOR DEL SERVICIO DE USO COMPARTIDO (SUC) Los Operadores pueden tramitar sus solicitudes en NEON durante los LUNES.4 días 5. con un mes de antelación (N-1). de validación.2. tal como sigue. MARTES. Los diferentes estados y fechas por los que pasa una solicitud están señalados en el texto en color azul.= T2+5 días T3+4 meses AVISO Tmáx. Previsiones de demanda de los operadores Los operadores y Telefónica podrán realizar un intercambio periódico de previsiones de actividad. Posteriormente. MIÉRCOLES.= T1+10 días 5. de cada semana desde 0 h a 24 h (Estado: Recibida. de forma diferenciada en función de si aquéllos han anticipado y comunicado su demanda con dicha antelación. Fecha T0. 24 h Tmáx. Fecha Solicitud). Fecha Anulada. y hasta el JUEVES a las 24 h podrán modificar o anular dicha solicitud sin coste. Procedimiento de Gestión Página 11 de 50 . Automáticamente NEON pasa el VIERNES a las 0 h todas las solicitudes que no han sido anuladas al Estado PTE. Con 6 meses de antelación (N-6) el Operador facilitará vía NEON el volumen de demanda previsto a nivel agregado y por provincia.OFERTA DE REFERENCIA DE SERVICIOS MAYORISTAS DE ACCESOS A INFRAESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL CRONOGRAMA DE UNA SOLICITUD DEL SERVICIO DE USO COMPARTIDO SUC T3: SUC Confirmada (inicio de facturación) Cronograma Ocupación por Operador Tmáx. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE SOLICITUD DEL SERVICIO DE USO COMPARTIDO (SUC) A continuación se describen las fases por las que pasa una solicitud. Las solicitudes que han sido anuladas pasarían al Estado Anulada.= T3+6 meses Mantenimiento OBRA CIVIL tiempo 24 h T3 Operaciones: Confirmación SUC T2 Envío Operador Memoria descriptiva y Acta de Replanteo T1 Replanteo Conjunto Plazo para Operaciones para propuesta replanteo: 10 días desde To Viernes To 24 h 24 h Plazo para validación Operaciones 10 días desde To Jueves Confirmación del Operador To.= To+30 días 24 h 0h Tmáx. i.
OFERTA DE REFERENCIA DE SERVICIOS MAYORISTAS DE ACCESOS A INFRAESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL el Operador deberá confirmar. PASIVO: dejar vacío el campo Plano esquemático: El Operador debe informar del volumen de la demanda planificada con 6 meses de antelación (nº de registros) a nivel agregado y por Provincia. Sconfirmadas: Solicitudes confirmadas en el mes N-1 para el mes N. rellenando los campos de la forma siguiente: PROVINCIA: 01-Álava CENTRAL: 0100000-PLANIFICACION TIPO: OTROS IDENTIFICACION DE REGISTRO O POSTE: DEMANDA PLANIFICADA 6 MESES USO: P CABLES: DEMANDA PLANIFICADA 6 MESES ELEM. Si las solicitudes finalmente cursadas por el operador en el mes N son inferiores a las confirmadas en el mes N-1. el volumen previsto agregado y por provincia. con carácter definitivo (solicitudes en firme). el Operador debe dar de alta una Solicitud de Uso Compartido. PASIVO: CAPACIDAD/DIAMETRO: PESO DIAME. Para informar en NEON de la Demanda Planificada con 6 meses de antelación. un mecanismo de compensación del sobrecoste en que Telefónica incurriría en dichos casos. DIMENCIONES XXX FO XXX -. según la fórmula siguiente: Dónde: C: Compensación económica a cargo del operador. Scursadas: Solicitudes cursadas en el mes N. como salvaguarda dirigida a evitar que los operadores incurran en dicha práctica. Por ello. Nº TIPO REGISTRO O POSTE 1 OTROS 2 OTROS IDENTIFICACION DE REGISRO USO CABLES: ELEM. Es por ello que debe establecerse. Telefónica habrá tenido que incurrir en un sobredimensionamiento de recursos de personal o materiales que finalmente no destina a un uso específico. cuando las solicitudes finalmente cursadas en el mes N sean inferiores al 70% de las confirmadas en el mes N-1. el operador deberá compensar económicamente a Telefónica costeando un porcentaje del concepto de “Análisis de solicitudes previo a la visita-replanteo” para cada una de las solicitudes confirmadas y no cursadas. Pa: Precio del concepto de “Análisis de solicitudes previo a la visita-replanteo”.XXX FO XXX xxx KG xx-yy-zz cm DEMANDA PLANIFICADA 6 MESES P DEMANDA PLANIFICADA 6 MESES DEMANDA PLANIFICADA 6 MESES P DEMANDA PLANIFICADA 6 MESES Procedimiento de Gestión Página 12 de 50 .
PASIVO: dejar vacío el campo Plano esquemático: El Operador debe confirmar con un mes de antelación con carácter definitivo. PASIVO: CAPACIDAD/DIAMETRO: PESO DIAME. utilizadas para informar de la Demanda Planificada. Telefónica pasaría las SUC al estado INCORRECTA. Dichos límites no se acumularán a los establecidos para demanda planificada (es decir. Este tipo de SUCs. de validación. para su corrección por el Operador. VALIDACION a VALIDADA. Ambas solicitudes se deberán aceptar por Telefónica si son correctas. permaneciendo en ese estado. pasando el estado de las mismas de PTE. y no se avanzarán a estados posteriores. Si las solicitudes no estuvieran correctamente formuladas. de la misma forma que se describirá más adelante para una solicitud de uso compartido. Sólo se considerará válida la primera SUC VALIDADA de cada tipo (PLANIFICACION y CONFIRMACION) realizada en cada mes. Demanda no planificada Ante la ausencia de previsiones de demanda las solicitudes de los operadores estarán sujetas a un límite semanal de 600 registros por Operador en total y 200 por Operador y provincia. se considerarán definitivas. el volumen previsto (nº de registros) agregado y por provincia. DIMENCIONES XXX FO XXX -. rellenando los campos de la forma siguiente: PROVINCIA: 02-Albacete CENTRAL: 0200000-CONFIRMACION TIPO: OTROS IDENTIFICACION DE REGISTRO O POSTE: CONFIRMACION DEMANDA 1 MES de XXX (nº de SUC de la demanda planificada a 6 meses) USO: P CABLES: CONFIRMACION DEMANDA 1 MES ELEM. Procedimiento de Gestión Página 13 de 50 . no computarán en los informes trimestrales del servicio. entrarán en Telefónica el VIERNES a las 0 h al Estado PTE. ii. el cupo provincial no se verá aumentado a 500 registros por Operador). el Operador debe dar de alta una Solicitud de Uso Compartido.XXX FO XXX xxx KG xx-yy-zz cm CONFIRMACION DEMANDA 1 MES CONFIRMACION DEMANDA 1 MES De la misma forma que el resto de SUC.OFERTA DE REFERENCIA DE SERVICIOS MAYORISTAS DE ACCESOS A INFRAESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL Para confirmar la demanda con 1 mes de antelación en NEON. Una vez que estas SUC se encuentren en estado VALIDADA. Nº TIPO REGISTRO O POSTE 1 OTROS 2 OTROS IDENTIFICACION DE REGISRO USO CONFIRMACION DEMANDA 1 MES DE “Nº DE SUC DE LA DEMANDA A 6 MESES” P CONFIRMACION DEMANDA 1 MES DE “Nº DE SUC DE LA DEMANDA A 6 MESES” P CABLES: ELEM.
• Para el resto de casos se estará a lo dispuesto en la tabla que recoge las situaciones de escasez de espacio (Normativa Técnica de la oferta). es decir: • En salidas laterales formadas por dos conductos. • 00 (cadena fija. además. deberá existir un conducto completamente vacío. El Operador sólo puede solicitar un único subconducto (o conducto a compartir) en una misma solicitud. En salidas laterales podrá tramitar una segunda solicitud (y disponer de un segundo tendido de cable) únicamente cuando no concurran las situaciones de escasez de espacio definidas en el capítulo de Normativa Técnica de la oferta. al poder existir ramificaciones. • Si existiese un único conducto en la salida lateral.OFERTA DE REFERENCIA DE SERVICIOS MAYORISTAS DE ACCESOS A INFRAESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL A cada Solicitud NEON se asignará un número. No obstante podrá tramitar hasta dos solicitudes simultáneas coincidentes en la misma canalización cuando el objeto sea el despliegue de dos trazados (rutas) independientes. Procedimiento de Gestión Página 14 de 50 . con la dirección y el número IPID (en CARPE) o nº ID-Identificador principal (en ESCAPEX). Restricciones aplicables a la tramitación de solicitudes El Operador identificará los registros y postes con continuidad. que indica que la solicitud es del tipo “Conductos Registros Informe” • W (cadena fija. y en el caso de las arquetas. el Operador debe adjuntar Plano Esquemático de la zona donde se realiza la solicitud (fichero en formato dgn. • “SUC” (cadena fija de tres caracteres. El orden en que se rellenen en el formulario. para completar la longitud de 21). En el caso de las CR y postes se identificarán con el número. si no están numeradas. incluidas todas las ramas necesarias. no se admitirá el tendido de un segundo cable. indicando que la solicitud se ha recibido vía web). ppt o pdf). • Número de 4 dígitos secuencial (la secuencia es común para todos los operadores) • Fecha de solicitud (aaaammdd). debe ser lo más lógico posible. que la identificará en todo el proceso con la siguiente estructura: • Código Operador (3 dígitos). Por este motivo. hasta un máximo de 40 registros+postes (se podrá permitir algún registro más con posterioridad durante el replanteo por condicionantes técnicos).
ARQ P GEN. añadiendo una F o F-C si las CR o Arquetas son prefabricadas. arqueta o poste que figura en el sistema de información de Telefónica.OFERTA DE REFERENCIA DE SERVICIOS MAYORISTAS DE ACCESOS A INFRAESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL Información a incorporar a las solicitudes El Operador debe seleccionar en NEON la provincia/central donde realiza la solicitud y rellenar la siguiente información: PROVINCIA: Nº Tabla de Centrales FTTH (NEON) TIPO REGISTRO ó POSTE IDENTIFICACION REGISTRO/POSTE 1 OPERADOR OPERADOR 1. para las que es imprescindible consultar el Tipo en el atributo. Arquetas y postes que aparece en la pantalla de ESCAPEX al lado de los elementos es el identificador Principal. con la excepción de las ARQ I GEN. La etiqueta de las CR. El texto del identificador principal suele coincidir con el tipo. Arquetas y postes que aparece en la pantalla al lado de los elementos.PASIVO: CAPACIDAD. NOMBRE USO OPERADOR Tabla de Centrales FTTH (NEON) CABLES: ELEM. Procedimiento de Gestión Página 15 de 50 . el tipo está identificado en la etiqueta de las CR.xxx xxx Kg xx-yy-zz cm mm OPERADOR OPERADOR Tipo de Registro o Poste Se especificará el tipo de cámara. En CARPE.DIAMETRO: PESO-DIMENSIONES xxxFO.xxx mm||xxxFO. CR P GEN. CR I GEN. En ESCAPEX el tipo se encuentra en el atributo Tipo que se observa en la pantalla al seleccionar el elemento.
CR gBR CR gBRF CR BRF. en la tabla los tipos incluyen todas las alturas y descripciones. TC-1600 Resto no identificado Los tipos de registros que se pueden seleccionar según los diferentes códigos que aparecen en CARPE/ESCAPEX son los siguientes: Tabla tipos de registros Identificación en CARPE/ESCAPEX CR gBR ARQ BR.OFERTA DE REFERENCIA DE SERVICIOS MAYORISTAS DE ACCESOS A INFRAESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL El tipo de poste se identifica con la altura. ARQ D tipo de construcción PREFA Arq. CR gABP. CR gLR CR gJR CR JR. CR DFO Arq. ARQ BR tipo de construcción PREFA. CR gJR CR gTR CR TR. CR gJP CR gTP CR TP. CR gTP Arq. TC-1250. CR LP. Identificación en CARPE: el tipo de poste se identifica con un número (la altura) y un código. CR gBR tipo de construcción PREFA CR gLR CR LR. CR gTR CR gABP ARQ ABP. TA-160 TB-800 . TIPOS DE POSTES: Poste A Poste B Poste C Poste D Poste E Poste TA Poste TB Poste TC OTROS Postes A B C D E TA-100. CR ABP tipo de construcción PREFA. TB-630 TC-1000. TB-250. CR ABP. ARQ ABP tipo de construcción PREFA. CR gABP tipo de construcción PREFA CR gLP ARQ LP. D ARQ D. DFO ARQ DFO. DFO-C ARQ DFO-C Procedimiento de Gestión Página 16 de 50 . CR gLP CR gJP CR JP. TB-400. un código según sea de hormigón o madera y una descripción. CR BR.
NN ARQ NN Arq. Si el Operador selecciona la CR0 se le facturará el coste de la misma. y es el que aparece escrito encima del mismo. Se ha añadido a la tabla el tipo “CANALIZACION” para los casos extraordinarios en los que la canalización comienza en cliente y termina en galería de servicios. El Operador no tiene que seleccionar la CR0 de la Central. Sólo se han tabulado los tipos más habituales. La solicitud del Tendido de cable de Fibra óptica se realiza conjuntamente en la misma solicitud que se realiza el pedido de obra civil(registros. S ARQ S CR IPC CR IPC CR NN CR NN OTROS registros Tipología no identificada canalización que comienza en cliente y termina en galería de servicios. El Operador podrá coubicarse en las centrales de Telefónica y requerir el uso compartido de la canalización de salida de la central.OFERTA DE REFERENCIA DE SERVICIOS MAYORISTAS DE ACCESOS A INFRAESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL Arq. En este campo se debe informar con este número. ARQ M tipo de construcción PREFA Arq. en el campo del formulario “identificador del registro o poste”. M ARQ M. SdT y SdTSM. en los casos en los que elija OTROS. En estos casos en la SUC sólo figurará una única línea con este tipo. el Operador puede seleccionar Ubic. se debe rellenar el campo con la dirección donde esté situado el elemento (calle/nº). según se describe en apartados posteriores. se debe Procedimiento de Gestión Página 17 de 50 . en parcela. conductos y postes). Si el Operador desea este servicio. postes y arquetas suelen además tener otro número que es el que se utiliza para consultar y buscar el elemento en cada área de central. El Operador deberá identificar. la dirección y el nº IPID (en CARPE) o nº ID-Identificador principal (en ESCAPEX). ya que se asume que se va a utilizar dicha CR al seleccionar la sala y además no se va a abrir durante el replanteo. Identificación Registro o Poste Las cámaras de registro. Dist. a la salida de la central. Si además el Operador desea solicitar una salida lateral desde una CR o arqueta. el código que figure en CARPE/ESCAPEX y si no está numerada. Cuando haya elementos en los que no aparece esta información. IPC ARQ IPC Arq. según sea la sala desde donde se debe tender el cable. SdT y SdTSM. debe seleccionar SdO. Para aquellas centrales con Ubicación Distante en parcela. ya que el Operador no puede seleccionar ningún registro. o la canalización sea de unión entre edificios. F ARQ F Arq. En el siguiente registro de la SUC el Operador debe seleccionar la primera CR de la ruta deseada justo después de la CR0. arquetas. 2. o la CANALIZACION canalización de unión entre edificios En CARPE/ESCAPEX figuran tipos de postes y registros no identificados. o que son de un tipo antiguo. H ARQ H. Telefónica se ocupará del Tendido de Cable de FO desde sala OBA a la primera CR a la salida de la Central. Se ha añadido a la tabla de tipos las salas OBA SdO. ARQ H tipo de construcción PREFA Arq.
los Operadores deben indicar en el primer registro de su solicitud en el campo identificación del registro o poste: “Entrega de Señal”. y se rellenarían las dimensiones en el campo del elemento pasivo. SdTSM el Operador debe seleccionar el nº de la sala. que es el registro desde el que se solicita una salida lateral utilizada por el Operador para tender su cable hacia el cliente (fachada o arqueta ICT). Div. Para las Ubic. con las siguientes opciones: E P Emp Div S Registro Registro Registro Registro Registro de de en en de entrada (registro de acceso a la canalización a compartir) paso (registro por dónde pasa el cable del Operador) el que se ubicará Caja de Empalme el que se ubicará Caja con Divisores salida (registro desde donde el Operador sale con su cable hacia los clientes) Se ha añadido el uso“0”. Procedimiento de Gestión Página 18 de 50 . para identificar que el Operador solicita el uso de la CR0 de salida de la central para tender su cable en paso (únicamente cuando no concurran las situaciones de escasez de espacio definidas en el capítulo de Normativa Técnica de la oferta). nunca el nº IPID de CARPE. y si la conoce. M. el número de la SUC inicial. también se indicará el nº IPID (en CARPE) o nº ID-Identificador principal (en ESCAPEX). se deberá solicitar dos veces en la lista de registros en la solicitud. poste o registro desde donde el Operador puede salir hacia galería de servicios. S. y salida. P. El uso entrada significa que es necesario interceptar el registro con canalización del Operador. lat. En tal caso el Operador seleccionaría “E “ó “S”. NºIPID_NºID: Se debe informar en este campo. F). en la segunda o sucesivas solicitudes deberá figurar en todos los registros afectados en el campo identificación del registro o poste. informando el nº IPID (en CARPE) o nº ID-Identificador principal (en ESCAPEX) de la salida lateral. cumpliendo la normativa PRL y el límite de la sección útil del subconducto (40%). Si la central pertenece a una provincia que ya está migrada a ESCAPEX. ya que según normativa no se podrán ubicar elementos pasivos. la planta de la central en la que está situada la sala OBA. arquetas y postes solicitados. Es el nº de identificación de base de datos de cada uno de los elementos. Por ejemplo: CR 321 sal. Emp.Para SdO. para todas las cámaras de registro. Uso Codificación del uso del Registro. S.OFERTA DE REFERENCIA DE SERVICIOS MAYORISTAS DE ACCESOS A INFRAESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL identificar en este campo. Los operadores pueden solicitar para el resto de tipos de registros el Uso: E. Si la SUC tiene la finalidad de Entrega de Señal OBA. Para el caso extraordinario del tipo “CANALIZACIÓN” el Operador debe informar la dirección postal del cliente-galería o la dirección postal de los clientes a unir (calle y nº). . SdT. utilizando la canalización existente de Telefónica. se colocara un elemento pasivo. Podría ocurrir que en un registro con uso E o S (con excepción de las ARQ H. Cuando el Operador solicite la instalación de cables en subconductos que ya le fueron asignados. una con cada uso. el nº IPID (en CARPE) o nº ID-Identificador principal (en ESCAPEX). 3. P. se debe utilizar el nº ID-Identificador principal. Dist. sin tener que perforar ninguna pared. En el caso que un mismo registro tuviera uso E y S. Para los registros de tipo ARQ H. ARQ F los operadores SOLO pueden seleccionar Uso E. ID123456. ARQ M. el Operador debe informar en nº del armario. en parcela.
• En las arquetas H. SdT. Cables Capacidad y diámetro del cable que pasará por el registro/poste. • En el caso de los postes sólo se rellenará en el caso en el que el uso figure Emp. Elem. F y M. Pasivo Peso y dimensiones del elemento pasivo que se ubica en el registro o poste. En los registros en los que haya caja de empalme (Emp) o divisores (Div). un cable entrará en el registro y varios saldrán por las distintas ramas. Para el caso del Tipo SdO. o saldrá hacia el cliente.OFERTA DE REFERENCIA DE SERVICIOS MAYORISTAS DE ACCESOS A INFRAESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL Para poder solicitar en NEON un único registro para cambiar el uso. Codificación del uso del Poste. 256FOó 512FO. • En cualquier Tipo cuyo uso sea “P” (en paso) el Operador no podrá rellenar este campo. 128 FO. podría situarse una caja terminal óptica (CTO). no se podrán ubicar elementos pasivos. Dist. Si el Operador rellena con otras capacidades. F y M es obligatorio rellenar este campo si el uso es Emp o Div. Dist. SdTSM y Ubic. en Parcela el Operador debe rellenar con uno de los cuatro tipos de cable: 64 FO. o de alineación recta A Poste de ángulo 2º P Emp Div CTO Poste que se utiliza para el tendido en paso del cable del Operador Poste que se utiliza para ubicar caja de empalme del Operador Poste que se utiliza para ubicar caja con divisores del Operador Poste que se utiliza para ubicar caja terminal óptica del Operador Para el caso extraordinario del tipo “CANALIZACIÓN” y la “SdO. 5. LEmp. y no se permitirá rellenar este campo. En el Poste. ADiv 1º I Poste de inicio del tendido del cable del Operador (Poste de Cabeza) F Poste de final del tendido del cable del Operador (Poste de Cabeza) L Poste de línea. Div o CTO. Ubic. En el plano se debe incluir la siguiente información: Procedimiento de Gestión Página 19 de 50 . y la capacidad y diámetro de los mismos se indicarán separados con “||” (xxxFO. Plano esquemático Es la representación gráfica del formulario de solicitud de uso compartido y debe tener un formato similar al de la figura que se muestra abajo. el cable que se instalará será el de capacidad superior. en una de ellas indicando uso P y en la otra línea el uso que se va a dar al registro (NEON no permite solicitudes con un único registro). ICTO. 4. además de la caja de empalme o de divisores. SdT. 6. xxx mm). xxx mm||xxxFO. • Para el resto de registros que no sean arquetas H. en Parcela” el Operador debe seleccionar el Uso “P”. Y opcional si es “S” o “E”. El formato será: xxx Kg xx-yy-zz cm. se deberá realizar una solicitud con dos líneas repitiendo el registro. según normativa. con las siguientes opciones: USO (para el tipo POSTES): el código está formado por dos partes con los siguientes significados: Ej. SdTSM. o que entrará en el registro o se ubicará en el poste de inicio.: IP.
.Capacidad y diámetro del cable. y en cada tramo de canalización de unión entre registros la capacidad y diámetro del cable. • Si la SUC incluye postes. el Operador debe informar de los siguientes datos del cable que se va a tender en los mismos: . se debe informar la dirección (calle y nº) y el nº IPID (en CARPE) o nº ID-Identificador principal (en ESCAPEX). Se debe identificar con el nº IPID (en CARPE) o nº ID-Identificador principal (en ESCAPEX).. el número de la SUC inicial. . • Si el Operador necesita solicitar registros pertenecientes a diferentes áreas de Central.OFERTA DE REFERENCIA DE SERVICIOS MAYORISTAS DE ACCESOS A INFRAESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL • Se deben identificar las cámaras de registro y los postes. éste debe figurar también en el plano. así como posteriormente en la Memoria descriptiva de la SUC. Procedimiento de Gestión Página 20 de 50 .. Para el caso de las arquetas. principalmente si es de entrada(es necesario interceptar el registro con canalización del Operador). Arq. o poste. el Operador debe especificar claramente en el plano qué clientes une la canalización. sin tener que perforar ninguna pared). • Para el caso extraordinario en el que haya una canalización uniendo dos clientes sin registros o para la canalización de unión de un registro a una galería de servicios. o salida (registro de salida lateral utilizado por el Operador para tender su cable hacia el cliente. se debe pintar la galería también en el plano y se debe identificar con el nº IPID (en CARPE) o nº ID-Identificador principal (en ESCAPEX).Peso nominal del cable (Kg/Km). o si es inicio o final de línea (postes). En estos casos el Operador debe incluir en el Plano esquemático. en el plano de la segunda o sucesivas solicitudes deberá figurar en todos los registros afectados en el campo identificación del registro o poste. • Se informará también del uso de cada registro o poste. • Cuando el Operador haya solicitado el tendido de cable desde sala OBA (con sala OBA dentro de la central) o Ubicación distante en parcela. el tipo. • Cuando el Operador solicite la instalación de cables en subconductos que ya le fueron asignados.Tipo de cable indicando el tipo de cubierta. o registro desde donde el Operador puede salir hacia galería de servicios. indicando igualmente la primera CR. o poste de la/s misma/s. o qué cliente está unido directamente con canalización a la galería. . lo debe hacer mediante distintas SUC.. indicando la primera CR. • Se informará de las dimensiones de cada elemento pasivo donde exista. se identificará la canalización de salida lateral que el Operador va a ocupar con el nº IPID (en CARPE) o nº ID-Identificador principal (en ESCAPEX).Si el cable es autosoportado y si lleva cable soporte. si no tienen número y en las que pueda existir confusión. los nº de la/s SUC´s (y la central a la que pertenecen) a la/s que está ligada. . con la capacidad del cable solicitado.. utilizando la canalización existente de Telefónica. por lo que se deberá indicar con una nota que se van a solicitar.Tensión máxima de tendido. Si todavía esas SUC no han sido solicitadas se desconocerá el nº. • Cuando el registro sea de salida. Arq. • Cuando el Operador solicite la canalización de salida a galería.
GESTIÓN DEL REPLANTEO CONJUNTO POR OPERACIONES El Plazo para proponer cita de replanteo es de 10días como máximo desde To (en 10 días contabilizados desde To es necesario validar y proponer la fecha de replanteo). el GGCAN (Operaciones) debe marcar con una X en NEON en la columna “Incorrecto” el o los registro/s o poste/s incorrectos indicando el motivo de la incorrección en La columna Observaciones.PASIVO: PESO/DIMENSIONES xxx Kg xx/yy/zz cm REGISTRO DE ENTRADA CRxxx CRxxx CRxxx CRxxx CRxxx Indicar en cada Rama y Salida lateral la CAPACIDAD/DIAMETRO del CABLE: xxxFO. VALIDACIÓN POR GGCAN (OPERACIONES) DE LA SOLICITUD DEL OPERADOR DEL SERVICIO DE USO COMPARTIDO (SUC) El GGCAN (Operaciones) debe “validar” que es correcta la solicitud realizada por el Operador y “rechazar” si es incorrecta.xxx mm. 5. se admitirá la ampliación del SLA establecido para la validación de solicitudes en dos días adicionales a los 10 inicialmente previstos.xxx mm // xxxFO..2. pero el plazo disponible para realizar el Replanteo se comienza a contabilizar desde To.3.En tales casos. Telefónica facilitará un nivel de interlocución por vía telefónica al que podrá recurrir el Operador desde el momento en que una SUC sea declarada incorrecta por segunda vez.PASIVO: PESO/DIMENSIONES xxx Kg xx/yy/zz cm Arq REGISTRO DE SALIDA LATERAL a cliente Arq CRxxx CRxxx CRxxx CRxxx CRxxx REGISTRO DE ENTRADA Arq Arq Arq POSTE xxx ELEM.OFERTA DE REFERENCIA DE SERVICIOS MAYORISTAS DE ACCESOS A INFRAESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL ELEM. El plazo para validar la solicitud es de 10 días desde To. Si la Solicitud es incorrecta.2. El teléfono de atención telefónica para estas SUC es nº 902090241. CRxxx CRxxx PLANO ESQUEMATICO Arq Arq Arq CRxxx ELEM.2.PASIVO: PESO/DIMENSIONES xxx Kg xx/yy/zz cm Arq REGISTRO DE SALIDA LATERAL a cliente POSTE xxx POSTE FINAL 5. Procedimiento de Gestión Página 21 de 50 . indicando el motivo en el campo observaciones para que el Operador pueda corregir su solicitud. Después GGCAN debe seleccionar “Rechazar” y la Solicitud pasa a Estado Incorrecta (Fecha rechazo).
El Operador deberá comunicarse con GGCAN mediante correo electrónico (opermarco@telefonica. GGCAN filtrará las solicitudes por Estado Cita de Replanteo rechazada e introducirá en NEON la nueva fecha para la cita de replanteo. y si continua sin hacerlo 48 h antes de dicha fecha. NEON activa parada de reloj hasta que el Operador conteste. e-mail del coordinador técnico de Mantenimiento Planta Exterior de la provincia (persona que va a realizar el replanteo conjunto). o bien rechazarla. NEON muestra en pantalla a GGCAN (Operaciones) el Formulario Cita Replanteo. pasando entonces la solicitud al Estado Permisos(Fecha Permisos).es) para acordar una nueva fecha de replanteo. Cuando sea posible se propondrá la fecha de replanteo. • Plano antes de replanteo. 5. pasando automáticamente la SUC al Estado Cita de Replanteo Rechazada. Si el Operador ni ha rechazado ni ha aceptado la fecha de replanteo propuesta 72 h antes de dicha fecha. Documentos que la unidad provincial (de la provincia de la Solicitud) debe llevar al Replanteo (enviados por GGCAN): • AnexoActadeReplanteo. pasando la solicitud al Estado Cita de Replanteo rechazada (Fecha Rechazo Replanteo). NEON le enviará un mensaje de aviso. El Operador puede aceptar la fecha.xls: hoja Excel en la que figuran los datos de la solicitud y toda la información adicional que GGCAN haya incluido. Si por algún problema de permisos para apertura de registros en calzada o por otra razón justificable no se puede comunicar la fecha propuesta de Replanteo. REPLANTEO CONJUNTO El objetivo del replanteo es confirmar la saturación teórica de los registros y el estado de los postes. se realizará por Telefónica antes de la realización del Replanteo conjunto. en el que hay que rellenar los siguientes datos para que el Operador lo pueda consultar en NEON: • Nombre. • Observaciones: Lugar dónde se va a comenzar el replanteo. • Fecha y hora. de forma conjunta por OOLL MPE (de la provincia de la Solicitud) y el Operador. pasando la solicitud al Estado Cita de Replanteo aceptada (Fecha Replanteo Acordado).OFERTA DE REFERENCIA DE SERVICIOS MAYORISTAS DE ACCESOS A INFRAESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL Al seleccionar una solicitud. que se utilizará en el Replanteo.2. Si es imprescindible la gestión de permisos para la apertura de Registros (cámaras) durante la fase de Replanteo. GGCAN introducirá la Fecha Propuesta de Replanteo en NEON. Para los correos con el Operador se debe poner en copia al buzón de Lotus Notes TE_Servicio MARCO. sin rellenar. las unidades provinciales deben comunicarlo al GGCAN (Operaciones) (al buzón) para que en NEON GGCAN pueda seleccionar “Permisos” (implica parada de reloj hasta que la solicitud pase al Estado Cita de replanteo propuesta). El replanteo conjunto debe llevarse a cabo antes de los 30 días laborables desde la fecha To. NEON entenderá que la fecha propuesta ha sido rechazada. Se realizarán los replanteos de las SUC en Estado Cita de Replanteo aceptada (Fecha Replanteo Acordado). teléfono fijo y móvil.4. Procedimiento de Gestión Página 22 de 50 . GGCAN (Operaciones) debe seleccionar en NEON “Proponer Cita” pasando la solicitud al Estado Cita de replanteo propuesta (Fecha Propuesta Replanteo). • ACTA DE REPLANTEO: 2 copias. una de ellas para el Operador.
Durante el replanteo los operadores podrán bajar a las CR sólo si están igualmente equipados que el personal de Telefónica y tengan su propio recurso preventivo. 3. Las unidades provinciales deben anotar a mano en el papel impreso con AnexoActadeReplanteo. dónde va a colocar el Operador sus elementos pasivos (en qué registro y el lugar en el interior del mismo). Ambos recursos preventivos se deben coordinar para la entrada en la cámara. Las unidades provinciales repararán después del replanteo lo más rápido posible cualquier avería en las infraestructuras que se detecte en la inspección visual. Las unidades provinciales deberán comunicar a GGCAN cualquier incidencia y costes adicionales que surgieran durante el replanteo o antes del replanteo (pe. en el caso de estar correctamente estacionados y se pasara la factura a Telefónica. Es de obligado cumplimiento la normativa de PRL para trabajos en recintos subterráneos (señalizar. las características técnicas de los elementos y diámetro de los cables que el Operador va a utilizar. obra para descubrir tapas). prueba de gases. • Si los trabajos de Replanteo son en festivo por exigencias de los organismos públicos la factura del replanteo se incrementa en un 40%. 1. Aunque la gestión de permisos debe ser anterior a la propuesta de fecha de replanteo. el uso de los registros. Se debe anotar a mano en el papel impreso con el AnexoActadeReplanteo. pudiera ser que en algún caso fuera necesaria la apertura de algún registro no previsto que requiriera permiso.) Las siguientes incidencias y costes adicionales se podrían facturar al Operador y se deben comunicar a GGCAN: • Utilización de los servicios de una empresa de pocería. En este caso también es necesario que la unidad provincial lo comunicara a GGCAN para poder poner en NEON la incidencia. 2.xls el estado los registros que se han abierto. y las posibles incidencias asociadas a los mismos. Se deberá comprobar la capacidad de los Registros según las dimensiones de los elementos que van a instalar en el Procedimiento de Gestión Página 23 de 50 . rellenar el parte de seguridad de trabajos en CCRR. registros y canalizaciones objeto de compartición. • Los costes de grúa municipal para la retirada de vehículos. ACTIVIDADES DURANTE EL REPLANTEO DE REGISTROS (CÁMARAS Y ARQUETAS) Referente a los registros que se abran (se apuntarán en la hoja del anexo del Acta de Replanteo y plano). Apertura y limpieza del registro.OFERTA DE REFERENCIA DE SERVICIOS MAYORISTAS DE ACCESOS A INFRAESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL El anexo Acta de Replanteo es una hoja Excel que se podrá imprimir de la forma más adecuada para que se puedan realizar anotaciones en campo durante el replanteo. Se deberá confirmar con el Operador.xls los registros que se han abierto. • Trabajos de obra civil para descubrir registros que hayan sido tapados por el asfalto o aceras. que en algún caso podría no permitir continuar con el mismo hasta su resolución. cumpliendo la normativa de PRL. • Si los trabajos de Replanteo son en horario nocturno por exigencias de los organismos públicos la factura del replanteo se incrementa en un 20%. cuando sea necesario por el estado de la CR que no permita la limpieza por el personal propio o de las EECC de Telefónica. Comprobar el estado de conservación de las infraestructuras. según la solicitud (datos en el anexo Acta de Replanteo). etc.
el Operador deberá instalar los subconductos antes de tender el cable.un único subconducto en cada tramo de canalización. F ni M. 5. El conducto que se asignará en este último caso será uno de los vacantes superiores comenzando por las esquinas. en las que haya que manipular en un alta de cliente. deberá reservarse un conducto completo. pero sí hay conducto.xls cualquier comentario. se deberán compartir conductos. siempre que haya espacio disponible. Salidas laterales: sin reserva. Si no hay conducto. sí se pueden colocar en todas las cámaras de registro y en las arquetas tipo D. así como cualquier modificación de la SUC que haya surgido durante el replanteo. poste. si dado el tamaño del cable de pares su instalación en un subconducto puede considerarse viable. arqueta ICT o viviendas). 4. en el interior de una cámara de registro o arqueta.xls cualquier comentario. Si no hay capacidad vacante para ceder. En la red de alimentación y distribución (a excepción de las salidas laterales) se cede al Operador–si está disponible. Canalizaciones de 8 o más conductos. No se permite ni en las arquetas tipo H. Se comprobará en campo si hay capacidad disponible para ceder. así como en la red de dispersión.OFERTA DE REFERENCIA DE SERVICIOS MAYORISTAS DE ACCESOS A INFRAESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL interior. se reserva un subconducto. se reserva el conducto completo. Se deberán seguir las recomendaciones de la Normativa (NOTECO) y será necesario recordar a los Operadores que no se deben colocar Cajas Terminales Ópticas (CTO). Las unidades provinciales deben anotar a mano en el papel impreso con AnexoActadeReplanteo. Procedimiento de Gestión Página 24 de 50 . para los casos en los que sea propiedad de Telefónica (u ostente derecho de uso) y sea canalizada. Si no hay subconducto disponible. Los elementos pasivos (cajas de empalme y divisores ópticos). se indicará en el anexo y en el plano. Telefónica debe ceder todo el espacio en las canalizaciones excepto la siguiente reserva de espacio : Número de conductos presentes en la sección de canalización Salidas laterales Número de conductos de reserva 0 2 (un subconducto) 3-7 1 ó ≥8 1 NOTAS: Canalizaciones 2 conductos: se reserva 1/3 de conducto o un subconducto. Canalizaciones 3-7 conductos: si Telefónica dispone de un cable de pares en servicio cuyo diámetro impide su instalación en subconductos. debe establecerse la reserva de un único subconducto (o bien la capacidad equivalente a la tercera parte del conducto). No obstante. Las unidades provinciales deben anotar a mano en el papel impreso con AnexoActadeReplanteo. En las salidas laterales de la red de distribución (entre un Registro y fachada. Únicamente podrán instalarse dichos elementos en los registros del Operador titular en el caso de que éste lo haya hecho con anterioridad.
Las unidades provinciales. dónde va a colocar el Operador sus elementos pasivos. aunque se deberá tener en cuenta que posiblemente después del estudio de la línea de postes por ingeniería-planta externa. Para ello las unidades provinciales deben solicitar la colaboración de Ingeniería enviándoles los datos de la Solicitud (Hoja anexo Acta de Replanteo y plano) y toda la información adicional necesaria. así como cualquier modificación de la SUC. Se comprobará el estado de conservación de todos los postes objeto de compartición. La ocupación del Operador en el poste debe asociarse a un espacio vertical en el mismo tanto para el cable como para la colocación de elementos pasivos. Como consecuencia del estudio de la línea se pueden generar trabajos asociados a un poste o la sustitución del mismo por otro tipo según la normativa (consultar NOTECO). Este trabajo se realizará con posterioridad al replanteo por Ingeniería (unidades provinciales) mediante un proyecto. identificarán qué postes están en buen estado y cuáles deben cambiarse. de común acuerdo con el Operador. cuando sea factible técnicamente y haya espacio disponible. y sólo para las CR y ARQ que se abran. Según dicha normativa: “En el tendido de los cables del Operador Entrante. por lo que se llegará a un acuerdo durante el replanteo. así como el tipo de cable y elementos instalados. En los postes sí está permitido. También se señalará a mano en el Plano el tramo de canalización donde el Operador tiene que instalar los subconductos. En este último caso se deberá comprobar que el poste de hormigón es válido para las tensiones introducidas por los nuevos cables. La utilización de los postes para el tendido de nuevos cables obliga a realizar un nuevo cálculo mecánico del tramo de línea que vaya a ser utilizado. pudiera ser necesario cambiar el tipo de poste. Es necesario apuntara mano en el Plano. facilitando en particular las dimensiones del conducto y el número y diámetro de los cables instalados en su interior. Las unidades provinciales sustituirán los postes en mal estado lo más rápidamente posible después del replanteo. Esto es válido para el poste final de línea. 2. el nº de conducto/subconducto asignado para compartir con el Operador (el criterio para la numeración de conductos se encuentra en el anexo 3. Podría haber confusión sobre cuál es la orientación de los registros. ACTIVIDADES DURANTE EL REPLANTEO DE POSTES Y ASOCIADAS AL MISMO Estas actividades se realizarán durante y con posterioridad al replanteo (se apuntarán en la hoja del anexo del Acta de Replanteo y plano) 1. Se deberá confirmar con el Operador. si no lo es. Los postes de madera en ángulo y arriostrados deberán ser sustituidos por postes de hormigón cuando vayan a ser utilizados por el Operador entrante”. Se deberán seguir las recomendaciones de la Normativa Técnica (NOTECO). o buscar un punto de entrada en la línea de postes desde un poste de hormigón. que se realizará con posterioridad al replanteo.OFERTA DE REFERENCIA DE SERVICIOS MAYORISTAS DE ACCESOS A INFRAESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL Cuando se constate que una sección de canalización presenta todos sus conductos parcialmente ocupados por cables. las características técnicas de los mismos y el diámetro de los cables que el Operador va a utilizar. Tanto las unidades provinciales como el Operador deberán anotarlo durante el replanteo en la hoja Acta de Replanteo. según sea la solicitud (datos en el anexo Acta de Replanteo). Tanto las unidades provinciales como el Operador deberán anotarlo durante el replanteo en la hoja Acta de Replanteo. tanto las unidades provinciales como el Operador. 3. cajas de empalme o divisores ópticos. Procedimiento de Gestión Página 25 de 50 . el poste de inicio se considera de cabeza y debe ser sustituido por uno de hormigón. 6. Telefónica comunicará al Operador el grado de ocupación del conducto con mayor disponibilidad de espacio para que aquél pueda evaluar la viabilidad de instalar un cable adicional. la colocación de CTO. el uso que se dará a los postes.
A finalizar cada día de replanteo se rellenará y firmará el Acta de Replanteo por el Operador y por las unidades provinciales. Tras la aprobación del proyecto por parte del Operador. B. La documentación es INTERNA de Telefónica. GGCAN (Operaciones) debe informar a OOLL IPE cuándo deben comenzar las obras.OFERTA DE REFERENCIA DE SERVICIOS MAYORISTAS DE ACCESOS A INFRAESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL El Operador debe hacerse cargo del coste del proyecto (para el cálculo mecánico y resto de trabajos tales como arriostrar o sustituir el tipo de poste como consecuencia del cálculo mecánico para la instalación del cable y elementos del Operador). Los datos son los siguientes: • Nº de Cámaras de registro que se han abierto. Telefónica registrará la fecha en que solicite las autorizaciones administrativas oportunas. El plazo para la elaboración del proyecto es de 30 días. Los datos del proyecto los deben incluir las unidades provinciales en los ficheros que deben enviar a GGCAN. • Estado de las infraestructuras a compartir. La obra no se debe realizar hasta que la solicitud de uso compartido se encuentre en el Estado: SUC Confirmada. Capacidad Cable (64/128/256 FO). • Indicación de si el Operador va a instalar subconductos en algún tramo. • Indicación de que los elementos a compartir de la SUC inicial ha variado durante el replanteo. el procedimiento posterior al replanteo es el siguiente: A. Las unidades provinciales solicitan el cálculo de la línea de postes a Ingeniería. • Nº de Arquetas que se han abierto. Fecha Confirmación SUC. Por tanto. C. • Si la solicitud incluye Tendido de Cable FO (sólo en Central OBA): Sala OBA. • Nº de postes que se han visitado (todos). Cada uno debe guardar su acta firmada por ambas partes.Telefónica justificará adecuadamente en el proyecto la necesidad de llevar a cabo los citados trabajos. Podría ocurrir que surgieran trabajos adicionales en las canalizaciones y registros que se podrían incluir en el proyecto. enviando los datos de la solicitud (Hoja anexo Acta de Replanteo y Plano) con la información adicional recogida durante el replanteo. Ingeniería debe comunicar a las unidades provinciales de la provincia de la solicitud y al GGCAN (Operaciones)el nº de proyecto y el coste del mismo. y NO se debe dar ninguna documentación ni cumplimentar nada al Operador. El ACTA se debe firmar sólo si se está de acuerdo. así como la fecha en que se le concedan. • Indicación de si hay proyecto específico con costes adicionales (siempre que haya postes u otros costes adicionales). así como un resumen de los trabajos a realizar. Todo el proceso de instalación/sustitución de postes quedará reflejado en el sistema NEON. contados a partir de la obtención de los permisos correspondientes. y cada uno debe rellenar la suya. D. Procedimiento de Gestión Página 26 de 50 . nº CR. Los trabajos de instalación/sustitución de los postes se llevarán a cabo en el plazo máximo de 40 días laborales. • Indicación de si es viable o no la solicitud.
El Operador deberá modificar la SUC cuando cargue la MD y la AR. El Operador puede proponer una solución alternativa vía NEON o bien por correo electrónico al buzón de GGCAN opermarco@telefonica. • etc. GGCAN debe cargar en NEON los ficheros enviados por las unidades provinciales en la SUC en la que se ha realizado el replanteo y que se encuentra en el Estado Cita de Replanteo aceptada.es (TE_OPERMARCO). Asimismo debe analizar los datos enviados por unidades provinciales en los ficheros y rellenar los datos siguientes: • nº de cámaras de registro que se han abierto. Fecha replanteo realizado: • nº de cámaras de registro que se han abierto. Fecha Proyecto específico)para informar de la valoración del proyecto en NEON. que deberá ser aceptada por el Operador por correo electrónico al buzón opermarco@telefonica. 6.OFERTA DE REFERENCIA DE SERVICIOS MAYORISTAS DE ACCESOS A INFRAESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL ACTIVIDADES A REALIZAR EN NEON POR GGCAN DESPUÉS DEL REPLANTEO 1. continuándose con el proceso.es (TE_OPERMARCO). En el caso de que la solicitud sea inviable (pasa al Estado Replanteo realizado Inviable. GGCAN debe seleccionar PROYECTO pasando la SUC al Estado Proyecto específico. Si en algún caso no quedara otra opción. 4. Si hay costes adicionales en el replanteo o en la solicitud hay postes y es necesario realizar un proyecto por Ingeniería. 5. • nº de postes que se han visitado. Fecha replanteo realizado) el GGCAN (Operaciones) debe seleccionar RECHAZAR. • nº de postes que se han visitado. y se pasará la SUC al Estado Replanteo Realizado viable. • nº de arquetas que se han abierto. la solicitud se consideraría inviable (la Solicitud Procedimiento de Gestión Página 27 de 50 . • Coste según proyecto específico. ya sea porque el Operador elimine con posterioridad registros. GGCAN comunicará la ruta alternativa por correo al contacto técnico del Operador con copia al buzón de SPON. 3. • Detalle. Deben rellenarse los siguientes datos y seleccionar ACEPTAR. o bien proponga otra ruta o incluso construya un tramo de canalización. GGCAN debe escanear conjuntamente todos los correos en el fichero del anexo para cargar en NEON. Fecha replanteo realizado) el GGCAN (Operaciones) debe seleccionar ACEPTAR en NEON (MARCO). En el caso de que la solicitud sea viable (pasa al Estado Replanteo realizado viable. pasando la SUC al Replanteo realizado viable. dándose por finalizada la SUC. • nº de arquetas que se han abierto. • Identificación del proyecto específico. Cuando se haya identificado una ruta alternativa o bien el Operador haya propuesto otra solución. 2.
dándose por finalizada la SUC. incluyendo los nuevos registros/postes que no estuviesen contemplados en la solicitud inicial. según se haya decidido durante el replanteo. con el nº IPID (en CARPE) o nº ID-Identificador principal (en ESCAPEX). pudiéndose superar el máximo de 40 registros/postes. El Operador debe cargar este documento en NEON. Se debe informar de los tramos donde se van a instalar subconductos entre registros. En el documento pdf el Operador debe incluir la siguiente información (ya incluida en el plano antes del replanteo y otra información adicional): • Se deben identificar las cámaras de registro y los postes. si no tienen número y en las que pueda existir confusión. cuando proceda según la normativa. El Operador.5. en el caso de las arquetas si no están numeradas. Procedimiento de Gestión Página 28 de 50 . Si el Operador va a eliminar registros. Si hay varias actas. o registro desde donde el Operador puede salir hacia galería de servicios. El Acta de Replanteo se firmará durante el Replanteo por los asistentes. utilizando la canalización existente de Telefónica. sin tener que perforar ninguna pared). puesto que NEON no permite dejar líneas vacías. o si es inicio o final de línea (postes). pudiendo ocupar varias hojas. o se va a sustituir el poste.OFERTA DE REFERENCIA DE SERVICIOS MAYORISTAS DE ACCESOS A INFRAESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL pasaría a Fecha replanteo realizado). El Operador que instale sus cables de fibra óptica durante la fase de ocupación. y el GGCAN (Operaciones) seleccionaría RECHAZAR. pero el Operador debe entregar dicho documento firmado por personal responsable del Operador. además de modificar la SUC. principalmente si es de entrada (es necesario interceptar el registro con canalización del Operador). La Memoria Descriptiva se compone del plano esquemático modificado (Plano después del replanteo) y de los datos de la Solicitud de Uso Compartido modificados. En el caso de las CR y postes se identificarán con el número y. Si es necesario sustituir postes o instalar subconductos. se entregarán juntas en un único fichero. • Se informará también del uso de cada registro o poste.2. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL OPERADOR Una vez finalizado el Replanteo el Operador debe cargar en NEON una Memoria Descriptiva y el Acta de Replanteo firmada (en formato pdf) para las SUC que se encuentren en Estado Replanteo realizado viable. se decida modificar la ruta. o salida (registro de salida lateral utilizado por el Operador para tender su cable hacia el cliente. El Plano después del replanteo es la representación gráfica del formulario de solicitud de uso compartido. deberá instalar antes los subconductos. el Operador también debe modificar los datos de la solicitud para informar del detalle. los registros eliminados se deben ir sustituyendo por los registros en última posición. • Debe coincidir con los datos de la SUC. Se identificarán los registros/postes nuevos de la misma forma que en la solicitud inicial. 5. el Operador debe modificar los registros/postes que hayan variado. En el caso de que sea necesaria la modificación de la solicitud de uso compartido porque durante el Replanteo Conjunto. El Operador debe añadir información adicional. La lista de registros/postes y el plano forman la Memoria Descriptiva. Para el caso de las arquetas. debe cargar un nuevo Plano Esquemático: “Plano después de Replanteo” (fichero formato pdf). se debe informar la dirección (calle y nº). por problemas técnicos. y el nº IPID (en CARPE) o nº ID-Identificador principal (en ESCAPEX).
los nº de la/s SUC (y la central a la que pertenecen) con la/s que está ligada. . se debe pintar la galería también en el plano y se debe identificar con el nº IPID (en CARPE) o nº ID-Identificador principal (en ESCAPEX).Tensión máxima de tendido.OFERTA DE REFERENCIA DE SERVICIOS MAYORISTAS DE ACCESOS A INFRAESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL • Cuando el registro es de salida. El Operador puede añadir cualquier documentación adicional en el mismo fichero del Plano. • El Operador deberá indicar dónde y qué (marcando en el plano) va a instalar en las canalizaciones.Peso nominal del cable (Kg/Km).Tipo de cable indicando el tipo de cubierta.Si el cable es autosoportado y si lleva cable soporte. • En este plano Esquemático se debe incluir también el número del conducto/subconducto que el Operador va a ocupar en cada registro (en las CR y Arquetas abiertas). Si todavía esas SUC no han sido solicitadas.. • Si el Operador necesita solicitar registros pertenecientes a diferentes áreas de Central. el Operador deberá ocupar el subconducto vacante más superior o uno de los subconductos que el Operador instale en el conducto vacante de los superiores comenzando por las esquinas. el Operador debe informar de los cm2 de sección útil a ocupar y los metros .. . y la sala OBA.Capacidad y diámetro del cable. • En los casos en los que el Operador solicite la canalización de salida a galería. En el caso de instalación del cable sin subconducto o por otras técnicas de subconductación. que no se hayan abierto. se identificará la canalización de salida lateral que el Operador va a ocupar con el nº IPID (en CARPE) o nº ID-Identificador principal (en ESCAPEX). En estos casos el Operador debe incluir en el Plano esquemático. . por lo que se debe indicar con una nota que se van a solicitar. .. indicando igualmente la primera CR. También indicará en una tabla como la siguiente los metros totales que van a ocupar en la SUC según sea subconducto de 40 mm o conducto completo de 63 mm. tal como se indica en el siguiente cuadro: Procedimiento de Gestión Página 29 de 50 . • Si en la SUC existen postes. el tipo. en cada una de las paredes según el criterio que figura en el anexo 3 según se decida durante el replanteo Conjunto. el Operador debe especificar claramente en el plano qué clientes une la canalización. • Se informará de las dimensiones de cada elemento pasivo donde exista y en cada tramo de canalización de unión entre registros la capacidad y diámetro del cable. • Para el caso extraordinario en el que haya una canalización uniendo dos clientes sin registros. debe figurar también en el plano.. indicando la primera CR. En las CR y Arq. se desconoce el nº. o para la canalización de unión de un registro a una galería de servicios. o poste. o qué cliente está unido directamente con canalización a la galería. Arq. Se debe identificar con el nº IPID (en CARPE) o nº ID-Identificador principal (en ESCAPEX). el Operador debe informar de los siguientes datos acerca del cable que se va a tender en los mismos: . con la capacidad del cable solicitado. lo debe hacer en SUC separadas. • Cuando el Operador solicite el tendido de cable desde sala OBA. Arq. así como posteriormente en la Memoria descriptiva de la SUC. o poste de la/s misma/s.
60mm) El Operador deberá indicar los metros TOTALES de canalización en la SUC original. pe. Si a los 7 días no lo ha enviado. Se calcula mediante la división del coste del conducto entre su sección útil (40% de la sección interna. para que el Operador la complete. así como en la SUC de la MD donde se haya propuesto RUTA ALTERNATIVA. 105mm.PASIVO: PESO/DIMENSIONES xxx Kg xx/yy/zz cm POSTE xxx Arq REGISTRO DE SALIDA LATERAL a cliente POSTE FINAL El Operador dispone de 10 días laborables desde la Fecha de Replanteo realizado viable para cargar la MD en NEON y el ACTA DE REPLANTEO pasando la solicitud al Estado AR y MD facilitadas. Fecha MD recibida. Procedimiento de Gestión Página 30 de 50 . CRxxx CRxxx PLANO ESQUEMATICO Arq Arq Arq CRxxx ELEM. NEON mandará un mensaje automático al Operador Estado Aviso para recibir AR y MD.PASIVO: PESO/DIMENSIONES xxx Kg xx/yy/zz cm Arq REGISTRO DE SALIDA LATERAL a cliente Arq S16 CRxxx El subconducto que va a ocupar el Operador es uno de los subconductos del conducto de la cara Sur nº 16 CRxxx CRxxx CRxxx CRxxx REGISTRO DE ENTRADA Arq Arq Arq POSTE xxx ELEM. que a su vez se obtiene a partir del diámetro interior del conducto.OFERTA DE REFERENCIA DE SERVICIOS MAYORISTAS DE ACCESOS A INFRAESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL Metros Elemento de infraestructura cedido Subconducto de 40 mm (por unidad) Conducto completo de 63 mm (por unidad) Elemento de infraestructura cedido Instalación de fibra en Conductos de 110 mm o 2 similar conductos (*) (por cm Conductos de 63 mm o de superficie útil) similar Metros cm2 de superficie útil Metros/cm2 de sup. ELEM.xxx mm.. útil (*) Aplica a la instalación en conducto de forma directa (sin subconducto) o por técnicas de eficiencia mejorada (ver NOTECO).PASIVO: PESO/DIMENSIONES xxx Kg xx/yy/zz cm REGISTRO DE ENTRADA CRxxx CRxxx CRxxx Instalación subconductos Sustitución de Poste CRxxx CRxxx Indicar en cada Rama y Salida lateral la CAPACIDAD/DIAMETRO del CABLE: xxxFO.xxx mm // xxxFO. En el caso de que no figure toda la información se rechazará como incorrecta.
. para que el Operador lo pueda subsanar (Estado AR y MD Incorrecta... Se indican los metros de cable de fibra óptica en M y el nº de la CR donde Telefónica va a dejar el cable. Fecha devolución MD).. • Tipo de cable: Se selecciona sólo 64 SDO/128SDO/256SDO/512SDO dependiendo de la capacidad del cable solicitada.. Si el Operador solicita el tendido de cable desde sala OBA. Una vez que esté correcto. En el caso de que no se conozcan si se trata de conductos compartidos.. el GGCAN (Operaciones) introducirá en NEON los siguientes datos para poder facturar al Operador y después confirmará la Solicitud del Operador (Solicitud en firme) pasando la Solicitud al Estado SUC Confirmada. Procedimiento de Gestión Página 31 de 50 . NOTA: por problemas en los Sistemas ha sido necesario el cambio de las unidades de metros a decámetros: Se contabilizan los metros.. se divide por 10 y redondea de la siguiente forma: ≤ a5 metros.OFERTA DE REFERENCIA DE SERVICIOS MAYORISTAS DE ACCESOS A INFRAESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL 5.2. GGCAN debe incluir en el concepto “metros de subconductos utilizados” los metros de canalización de salida de la central desde CR0 hasta la CR donde se deje el cable en punta además del uso de todas las CR según los tipos que figuran en la SUC. • decámetros de subconductos instalados (por el Operador): metros de canalización donde no había subconductos vacantes pero sí conductos en los que el Operador va a instalar los subconductos. considerándose Parada de reloj. o el motivo del error. El tiempo que el Operador utiliza para rectificar el Formulario Memoria Descriptiva no se contabiliza en el plazo de 5 días. redondeo es a 1 decámetro Ejemplos:346 m----------------35 decámetros 345 m ---------------34 decámetros 341 m-----------------34 decámetros Para la técnica de subcondutos no rígidos. subconductos utilizados o subconductos instalados por Operador.6.. CONFIRMACIÓN DE LA SOLICITUD DE USO COMPARTIDO SEGÚN ACTA DE REPLANTEO POR OPERACIONES El GGCAN (Operaciones) debe comprobar que los datos de la solicitud después del Replanteo son correctos y coinciden con lo acordado con el Operador en el Replanteo. El GGCAN (Operaciones) debe marcar en el formulario de NEON el registro o poste incorrecto... La Fecha inicio de tendido coincidiría en NEON con la fecha SUC confirmada.. siendo el plazo máximo para terminar el trabajo de 30 días laborables. • decámetros de subconductos utilizados: metros de subconductos que ya están instalados en las canalizaciones y que el Operador va a ocupar. la ocupación de los conductos por cables se hará en función de la sección del mismo y la longitud del portador. >de 5 metros. se debe rellenar el concepto “decámetros de subconductos utilizados”. indicando en el campo Observaciones cuál sería el correcto. el GGCAN (Operaciones) puede filtrar en NEON por Estado AR y MD facilitadas. se redondea a 0 decámetros. e incluyen toda la información requerida. Fecha Confirmación SUC: • decámetros de conductos compartidos: metros de conductos laterales de salida a fachada o a poste que se comparten sin instalar subconductos.. El plazo disponible para confirmar es de 5 días desde la Fecha MD recibida. Para localizar las solicitudes que es necesario confirmar. GGCAN confirma la SUC a las unidades provinciales para indicar que puede realizarse el diseño del proyecto de tendido de cable y la ejecución de la obra.
• Documentación de Permisos de obras y partes de seguridad. se presumirá que el Operador no tiene previsto realizar ningún trabajo de ocupación y por tanto NEON no permitirá cursar Alta deTrabajos. Mientras en NEON no se pueda cargar el Operador lo deberá enviar por correo electrónico tal como ya se estaba haciendo. TRAB. La información asociada a estos trabajos se podrá consultar en NEON desde dentro de la solicitud pulsando el botón CONS. en los casos en los que la solicitud haya pasado por el Estado Proyecto específico. El Operador dispondrá de un plazo máximo de 15 días laborables para la ejecución de las actuaciones contempladas en cada una de las altas de trabajo que se requieran para completar la ocupación de las infraestructuras solicitadas. NIF y teléfono. Por motivos de seguridad. El Operador debe haber cargado en NEON el “Documento de Acreditación de Trabajadores” (fichero Excel Doc Ac) que acredite que sus trabajadores están autorizados y preparados para trabajar en las infraestructuras2. El plazo de contabilización de las horas de acompañamiento comenzará a contabilizarse desde la hora y día del alta de trabajo hasta su cierre (fecha-hora fin de trabajos). 5. central. El Operador podrá modificar la relación de registros incluidos en dichas altas de trabajo (ya sea eliminando registros o incluyendo otros adicionales). cuando pase al Estado SUC Confirmada es el momento en el que se inicia la ejecución de los Proyectos valorados. NEON mandará automáticamente correo de aviso a OOLL MPE (provincia) y al CNSI. • Lista de CR donde van a realizar los trabajos. para localizar las solicitudes para las que puede instalar sus cables y ocupar las infraestructuras solicitadas. • Fecha de inicio y finalización de los trabajos. En la fecha y hora indicada por el Operador en el trabajo. El Operador debe abrir un ALTA DE TRABAJOS exclusivamente para este trabajo. siendo XXX el código de cada Operador. El Operador deberá informar: • Empresa que va a realizar la obra. dicha capacidad estará limitada a los registros previamente 2 El fichero tiene formato Excel y el nombre es el siguiente: DocAcXXXAÑOMesDía. Procedimiento de Gestión Página 32 de 50 . Dentro de Trabajos hay varias pestañas donde figura toda la documentación. provincia. No obstante. registros y fechas de los trabajos. Si el Operador no comunica toda la información requerida en el alta de los trabajados. el Operador avisará a Telefónica de la planificación de las obras (con fechas reales) al menos con 24h de antelación. • Trabajadores: Nombre y apellidos y NIF. Telefónica se personará en la obra. En el caso en el que el Operador vaya a utilizar la CR0 para tender su cable en paso. para cada una de estas solicitudes debe tramitar ALTA DE TRABAJOS en NEON. Por ejemplo DocAc00220110830 (fichero del Operador 002. Telefónica supervisará la obra.2. debe filtrar en NEON por Solicitudes en Estado SUC Confirmada. de fecha 30 agosto 2011). O bien desde el menú principal de NEON Pestaña Trabajos.OFERTA DE REFERENCIA DE SERVICIOS MAYORISTAS DE ACCESOS A INFRAESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL Asimismo. OCUPACIÓN POR EL OPERADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN USO COMPARTIDO SEGÚN LA SOLICITUD CONFIRMADA El Operador. • Responsable: Nombre y apellidos. Cuando el Operador vaya a realizar trabajos en las infraestructuras. con la información de la solicitud.7.
Podrá darse por cerrada y aceptada la instalación de cables llevada a cabo por los operadores en las infraestructuras de Telefónica transcurridos 12 meses tras la finalización de los trabajos de instalación. Procedimiento de Gestión Página 33 de 50 . El Operador deberá ocupar los elementos solicitados según el Acta de Replanteo en el plazo de 6 meses desde la Fecha Confirmación SUC (sin contabilizar paradas de reloj). pasando la solicitud en Estado SUC Confirmada. En ese momento se deberá dar de baja en todos los sistemas (registro y facturación) para liberar conductos y registros en el Sistema Gráfico para que puedan ser asignados al siguiente Operador. Para todas las solicitudes en Estado Ejecución en Obras o Estado Ejecución Tendido. y los cargará en NEON en el trabajo asociado a la solicitud. SATURACIÓN DE LAS CANALIZACIONES SOLICITADAS POR EL OPERADOR Cuando se constate una situación de saturación de las canalizaciones solicitadas por el Operador se activarán los mecanismos siguientes. los elementos pasarían a disposición de Telefónica y de cualquier Operador que lo solicite pasando la solicitud al Estado Reservada sin ocupar. si los elementos que no han sido ocupados y son necesarios para otro Operador. Fecha Confirmación de Baja. En el caso de que haya finalizado el plazo. Los partes de seguridad o los permisos que el Operador debe cumplimentar al realizar trabajos en los registros. Una vez que se haya dado de baja en los sistemas. Si alguna Comunidad de propietarios u Organismo público requiriere un certificado que acredite al Operador que está autorizado al uso de las infraestructuras que figuran en la SUC. debe cargarlos en NEON asociados a la solicitud. y por parte de Telefónica la fecha de finalización de los Proyectos y del Tendido. La Solicitud pasará al Estado Baja Solicitada. Si no son necesarios el Operador deberá indicarlo en un documento. Fecha reserva.OFERTA DE REFERENCIA DE SERVICIOS MAYORISTAS DE ACCESOS A INFRAESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL solicitados en la SUC e inspeccionados en el correspondiente replanteo. y el tendido está finalizado). cargados todos los permisos y partes de seguridad correspondientes. NEON avisará por mensajería al Operador a los 4 meses. Una vez informados los trabajos por parte del Operador asociados a la solicitud (al menos el Operador debe haber informado de un trabajo). que solicite la BAJA de la solicitud en NEON. una vez cumplimentadas por parte del Operador todas las fechas de finalización de los trabajos. o Tendido (si la solicitud incluyera tendido desde sala OBA y se hubiera finalizado) al Estado Ejecución en obras o al Estado Ejecución Tendido (si la solicitud incluye el tendido de cable desde sala OBA. El Operador gestionará los permisos para los trabajos de tendido de su red e instalará los subconductos cuando se requiera según NOTECO. el Operador debe informar de la Ocupación efectiva de las infraestructuras. Mientras las solicitudes estén en Estado Incidencia no podrán avanzar al Estado Ocupación. y a los 6 meses comunicará que si no hace efectiva la ocupación. Fecha Solicitud de Baja. el Operador lo podrá solicitar a través de los contactos comerciales (SPON). 6. el Operador debe pulsar el botón Ejecutar. pasando la solicitud al Estado Aviso de no ocupación. Telefónica procederá a comunicar al Operador que no ha ocupado en el plazo. Telefónica debe Confirmar en NEON la baja pasando la solicitud al Estado Baja confirmada. Fecha aviso de no ocupación. y pasando la solicitud al Estado Ocupación. pulsando el botón Ocupar.
el Operador alternativo podrá solicitar la retirada de los mismos a cargo de Telefónica. Rutas alternativas identificadas por los operadores Cuando sean los operadores quienes aporten una ruta alternativa. y pasar la SUC a Replanteo realizado viable. Se establecen los siguientes criterios objetivos a la hora de considerar que existe una ruta alternativa razonable: - Que exista capacidad vacante en dicha ruta alternativa con el criterio de la reserva de espacio establecido. Telefónica deberá realizar las actuaciones requeridas con la máxima diligencia.3. ésta podrá ser tramitada por NEON. El Operador podrá anticipar y enviar al coordinador de Telefónica. a petición de los operadores interesados. cuando sea técnicamente viable. CONSTRUCCIÓN/AMPLIACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS En caso de que no sea factible encontrar una ruta alternativa razonable y se haga imprescindible la ampliación de la correspondiente canalización. En línea con esto último. EXTRACCIÓN DE CABLES EN DESUSO Y REAGRUPACIÓN DE CABLES Cuando exista una situación de saturación de las canalizaciones solicitadas por el Operador que venga causada por la existencia de cables muertos o en desuso en los conductos. se podría confirmar en la misma cita la viabilidad de las diferentes alternativas anticipadas. se actuará conforme a las siguientes reglas: - Si Telefónica no tiene la necesidad de ampliar la canalización. 6. Telefónica podrá repercutir al Operador. las posibles rutas alternativas existentes.1. adicionales a las que Telefónica inicialmente hubiese considerado preciso. en el momento del lanzamiento de la SUC. realizar la ampliación Procedimiento de Gestión Página 34 de 50 . los operadores podrán construir ellos mismos un ramal o bypass para evitar el tramo de canalización saturado. para determinar la viabilidad de la solicitud en curso y sus posibles rutas alternativas. si el replanteo no concluyera con la viabilidad de la solicitud inicial. Asimismo podrá requerir la reagrupación de cables con el fin de reducir el espacio ocupado por los mismos. por la provisión de la ruta alternativa. - Que el número de tramos que se saturarán al ocupar la canalización con el cable del Operador. no sea mayor que el número de tramos saturados de la ruta original. - Que el número de registros que implique la solicitud con la ruta alternativa no supere al triple del número de registros de la solicitud inicial. PROVISIÓN DE RUTAS ALTERNATIVAS Deberán identificarse rutas alternativas razonables que puedan cubrir las necesidades manifestadas por el Operador en su solicitud. De esta forma.2. Los plazos para proponer la ruta alternativa están incluidos en los 30 días laborables de la SUC original para finalizar el replanteo. los costes (tanto recurrentes por el uso de las infraestructuras como derivados de replanteos sucesivos) correspondientes a dicha ruta alternativa hasta un límite que corresponde al doble de los costes que hubieran correspondido con la ruta inicialmente solicitada. facilitando de forma previa a los trabajos de extracción o reagrupación el presupuesto debidamente justificado para su aprobación por el Operador. 6. en la fase de replanteo Telefónica permitirá al Operador la apertura de otras cámaras o arquetas.OFERTA DE REFERENCIA DE SERVICIOS MAYORISTAS DE ACCESOS A INFRAESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL 6. Telefónica también podrá.
cuando los operadores lo estimen conveniente podrán plantear de forma voluntaria un enfoque de coinversión en el que participen equitativamente las partes implicadas. El servicio de prestación de fibra oscura deberá facilitarse en el plazo máximo de 8 días laborables contabilizados tras la finalización del período de 30 días antes señalado. PROVISIÓN DE FIBRA OSCURA Cuando durante la construcción de nuevas canalizaciones o la adecuación (desobstrucción) de las existentes por parte de Telefónica surjan problemas -de tipo técnico. teniéndose en cuenta que como resultado de dichas obras deberá seguir existiendo un conducto o subconducto vacante como reserva operacional común para mantenimiento. por ejemplo. si esto es posible.5.que demoren la ejecución del proyecto más allá de los 30 días laborables desde la aceptación de las obras por parte del Operador u operadores afectados.6.) - Para facilitar el tendido del cable al Operador. la fecha en que solicita permisos de obra. - En cualquier caso. en caso de conflicto. Así. Telefónica deberá acometer su ampliación en un plazo máximo de 40 días laborables3. repercutiéndose el coste a los operadores que solicitaron dicha ampliación. Asimismo. Se deja su concreción al acuerdo de las partes y. relacionados con la gestión de permisos de obra u otros. 6. Telefónica deberá comunicar. el Operador podrá requerir a 3 Determinadas actuaciones ajenas a Telefónica podrán considerarse exentas en el cómputo del plazo (por ejemplo la obtención de permisos).4. siendo dichos operadores titulares de sus propios recursos. si los costes para la renovación de las canalizaciones fueran repartidos de forma proporcional al uso que cada Operador vaya a hacer de las mismas (o bien fuesen costeados en su totalidad por el Operador u operadores). éstos últimos quedarían fuera del régimen de la oferta MARCo (exentos. resolverá esta Comisión. o construir el ramal. el Operador solicitante podrá ocuparlo mientras se realizan las obras. Cualquier retraso que se produzca durante dicho plazo y que pueda considerarse justificable por no ser directamente imputable a Telefónica. de planificación. AMPLIACIÓN DE CANALIZACIONES DE SALIDA DE LA CENTRAL Cuando la situación de saturación se produzca en las canalizaciones de salida de las centrales. en su caso. o bien desde la notificación del proyecto a los mismos. Telefónica deberá proveer el servicio de conexión mediante fibra oscura al menos mientras persistan los citados problemas. así como la fecha en que los obtiene de la administración. - Cuando Telefónica vaya a hacer uso de la nueva canalización. 6. deberá notificarse a los operadores para que puedan aplicarse. Procedimiento de Gestión Página 35 de 50 . las correspondientes paradas de reloj. Dichas fechas deberán quedar debidamente registradas en NEON. 6. del pago de precios recurrentes. - En general. siempre que estén debidamente justificadas por Telefónica. por tanto. la existencia de causas de fuerza mayor que impidan llevar a cabo las actuaciones requeridas podrán justificar su inviabilidad. corresponderá a ésta su construcción. y podrá imputar los costes correspondientes en la contabilidad para su posterior traslado a los precios mayoristas. CESIÓN DE FIBRAS ENTRE OPERADORES AUTORIZADOS Cuando una solicitud resulte inviable por falta de espacio.OFERTA DE REFERENCIA DE SERVICIOS MAYORISTAS DE ACCESOS A INFRAESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL del prisma. si existiera en la canalización saturada un conducto o subconducto vacante dedicado a reserva operacional común (ROC).
y el nº de fibras según los cables que Telefónica utiliza. Desde esta CR el Operador puede continuar con el tendido de su cable hacia Central Telefónica sus clientes. En este caso.) Este cable se entrega en sala OBA en punta taponado y etiquetado con el nombre del Operador (MARCO_OPERADOR). 256 FO. si el Operador solicitara a SPON la instalación de un cable diferente a fibra óptica monomodo como es coaxial. de la misma forma que el estudio mecánico de postes. sin empalme en galería Servicio Tendido de Cable FO Galería de cables CR0 Canalización de la Red Telefónica CR 1 CR 2 El material lo aportará Telefónica.OFERTA DE REFERENCIA DE SERVICIOS MAYORISTAS DE ACCESOS A INFRAESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL Telefónica si existen solicitudes de otros operadores que se encuentren en estado de “Ejecución en obras” o bien de “Aviso de no ocupación”. se deberá gestionar de forma manual y se facturará como proyecto específico. Telefónica se ocupará del Tendido de Cable de FO desde sala OBA a la primera CR a la salida de la Central (el Operador no debe tender ningún cable hacia el interior de la central). TENDIDO DE CABLE DE FO DESDE SALA OBA A LA PRIMERA CR A LA SALIDA DELA CENTRAL El Operador puede coubicarse y requerir el uso compartido de la canalización de salida en las centrales de Telefónica con independencia de su clasificación (convencional o tipificada). Así. 7. no será necesaria autorización escrita previa de Telefónica. En NOTECO se facilita a los operadores la configuración de los cables anteriores. incluidos los empalmes ni conectores. Telefónica no instala ni mantiene repartidor de FO en sala OBA. En tal caso Telefónica deberá facilitar el plazo con que éstos cuentan para realizar sus tendidos. El cable será para interior y exterior que ya es ignífugo (TKT) y que ahorre el empalme en galería. por eficiencia en el uso de los conductos de salida de la central (512 FO. Asimismo Procedimiento de Gestión Página 36 de 50 . los operadores podrán establecer acuerdos con terceros en relación con la compartición o cesión de capacidad de la red sobre la que ostenta la titularidad. hasta la primera cámara de registro más cercana a la central (que no sea la CR0 ni la CRMO) de Telefónica que tenga conductos vacantes seleccionada por el Operador en MARCO (SUC). El servicio consiste en la instalación por parte de Telefónica de un cable de fibra óptica monomodo(fibra óptica monomodo G652 D) desde sala OBA. La CR se debe confirmar durante el OBA replanteo de la SUC. 128 FO. Sala OBA Cable de FO. Se limitan los tipos de cable de fibra óptica a los de mayor capacidad. para que el Operador instale y organice sus FO. El Operador solicitará espacio de coubicación de la misma forma que para los servicios de la OBA mediante el SGO. para facilitar la gestión y evitar las paradas de reloj por falta de material si fuera el Operador quien lo suministrara. 64 FO). y el código de colores utilizado por Telefónica (a nivel informativo. seleccionada por el Operador en MARCO (SUC). sin repartidor.
Dist. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD 1. Dist. 256FO.Cables: Capacidad y diámetro del cable. Dist. SdTSM y en parcela del Operador debe seleccionar el Uso “P”. 3. en parcela en el campo identificación del registro o poste: “Entrega de Señal”. si la distancia es corta y si Telefónica ya lo está haciendo. Telefónica asumiría los costes. si la conoce. 7. . El Operador sólo podrá solicitar la sala una sola vez.Uso: Para las SdO. los Operadores deben indicar en el primer registro de su solicitud que será del tipo SdO. puesto que no está incluido el mantenimiento de las fibras del cable (el Operador no puede reclamar a Telefónica averías en este tramo). SdT. Si el Operador introduce otras capacidades.el Operador debe cumplimentar con uno de los cuatro tipos de cable: 64FO. según sea la sala desde donde se debe tender el cable. SdT. Sólo se factura el coste de alta por el trabajo de instalación del cable de FO y el material y la cuota por uso del conducto de acceso a central y uso de CR y conductos según MARCO. SdT. ya que se asume que se va a utilizar dicho elemento al seleccionar la sala y además no se va a abrir durante el replanteo. el Operador debe informar en nº del armario. Para los Tipos SdO. El Operador no tiene que seleccionar la CR0 de la Central. SdTSM o Ubic. en parcela. Para aquellas centrales con Ubicación Distante en parcela. pero no comienza la SUC con la primera CR a la salida de la central. la planta de la central en la que está situada la sala OBA.. No hay coste recurrente por la instalación del cable. . Para las Ubic.OFERTA DE REFERENCIA DE SERVICIOS MAYORISTAS DE ACCESOS A INFRAESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL Telefónica deja. .. GGCAN rechazará la SUC por Incorrecta para que el Operador pueda corregirla. se compartirían conductos en el tramo hasta la primera CR.Seguidamente se pasa la solicitud al Estado PTE de validación. . el Operador puede seleccionar Ubic. GGCAN indicará en el campo Observaciones del primer registro “falta/n registros para completar la solicitud”. Cuando sea correcta GGCAN valida la SUC pasando al Estado Validada.. En el Replanteo se comprobará el estado de la CR más Procedimiento de Gestión Página 37 de 50 . Dist. Pasivo: como en cualquier Tipo cuyo uso es “P” (en paso) el Operador no podrá cumplimentar este campo. 512FO. el cable en punta taponado y etiquetado con el nombre del Operador.1. Si no existe capacidad vacante disponible para uso compartido en la canalización de salida de la central desde la CR0 a la CR más cercana.Elem. a la salida de la central. SdTSM y Ubic. en parcela. Si por rotura del cable fuera necesario tender un nuevo cable. en parcela. el cable que se instalará será el de capacidad superior.Tipo de Registro o Poste: En la SUC debe figurar un registro como SdO. . se realiza el Replanteo conjunto con el Operador. SdT o SdTSM. Si el Operador selecciona la CR0 se le facturará el coste de la misma. cursando una SUC en NEON.Una vez Validada la SUC por GGCAN.El Operador puede solicitar. Telefónica ni realiza ni mantiene este empalme. el Operador debe informar en este campo del nº de la sala y. 2. Si la SUC tiene la finalidad de Entrega de Señal OBA. Los datos que debe cumplimentar el Operador son: . para que el Operador realice el empalme en esa CR y pueda continuar con el tendido del cable hacia su cliente. SdT o SdTSM. en la CR seleccionada y confirmada durante el replanteo. Si el Operador ha seleccionado la sala. y estando la cita de replanteo aceptada. el tendido de cable desde sala OBA en las centrales de Telefónica.128FO.Identificación Registro o Poste: Para SdO. En el siguiente registro de la SUC el Operador debe seleccionar la primera CR de la ruta deseada justo después de la CR0.
4. 5. La fecha de INICIO DE TENDIDO coincidirá en NEON con la fecha de SUC confirmada.2. De acuerdo con el Operador se seleccionará la CR donde Telefónica dejará el cable en punta. 7. y se indicará en el Acta de Replanteo y en el anexo. y únicamente se autorizará en secciones de canalización que. El Operador debe informar en la incidencia asociada a la solicitud: Procedimiento de Gestión Página 38 de 50 . de acuerdo con los criterios recogidos en el punto 3. Los Operadores deben indicar en la primera línea de su solicitud en el campo identificación del registro o poste “Entrega de Señal”.Cuando GGCAN Confirma SUC. 7. El plazo máximo para finalizar el trabajo es de30 días laborables. siempre y cuando no concurran las situaciones de escasez de espacio previstas en el apartado 3. el Operador detecta conductos obstruidos deberá dar de alta una INCIDENCIA en NEON.2 de la Normativa Técnica NOTECO. con una valona) y las CR que se han añadido a la SUC. No se realizará el replanteo de la CR0. ENTREGA DE SEÑAL OBA Los operadores podrán recurrir a las facilidades dispuestas en MARCo para efectuar tendidos de Entrega de Señal que tengan por objeto la conexión de los equipos de acceso desagregado al par de cobre con su red de transporte..2 de la Normativa Técnica NOTECO (en caso contrario. así como la sala y la capacidad del cable.. INCIDENCIAS 8. dando de baja la solicitud actual y cursando una nueva con el cable de mayor capacidad). la CR donde tiene que empezar la SUC (donde Telefónica dejará el cable en punta. La solicitud pasa al Estado INCIDENCIA. el Operador podrá optar por solicitar a Telefónica la sustitución del cable actual por otro de mayor capacidad.OFERTA DE REFERENCIA DE SERVICIOS MAYORISTAS DE ACCESOS A INFRAESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL próxima a la CR0 de la central. El Operador puede indicar durante el replanteo la valona que desea. no se encuentren en situación de escasez de espacio. Si no hay incorrecciones GGCAN Confirma la SUC e introduce todos los datos de metros (de conductos). con independencia de que el objeto del nuevo tendido sea disponer rutas independientes o ampliar la capacidad de la inicialmente dispuesta.El procedimiento continúa normalmente hasta que la SUC se encuentra en Estado AR y MD facilitadas. Con dicho objeto podrán solicitar tanto el acceso a los conductos y registros de Telefónica como el servicio de tendido de cable de fibra óptica desde central a la cámara de registro posterior a la cámara cero. el Operador deberá realizar una nueva SUC. incluyendo sólo la sala OBA y la primera CR. INCIDENCIAS DE PROVISIÓN (OBSTRUCCIONES) Si durante los trabajos de ocupación en las infraestructuras de las solicitudes que se encuentran entre los Estados SUC CONFIRMADA y OCUPACION. Cuando el segundo tendido sea viable. La prestación de dichas facilidades estará sujeta a las limitaciones que se establezcan en la OBA en lo concerniente al tamaño de las centrales. que debe figurar en la lista de registros incluidos en la SUC.Las unidades provinciales deben enviar a GGCAN en el anexo y en el Acta de Replanteo la medida de la longitud del cable. 6. 8.1.3. comunica que puede realizarse el proyecto de tendido de cable y la obra. lo que podrá señalarse en el Acta de Replanteo.. En el Acta de Replanteo se debe indicar el nº de CR donde se deja el cable. SEGUNDO TENDIDO DE FIBRA Los operadores podrán requerir un segundo tendido de fibra en una misma central.
INC. si lo desea. hora y lugar real para que Telefónica se pueda personar a supervisar la obra. GGCAN investigará si es una ruta alternativa razonable. tras haber dado de alta la incidencia correspondiente. GGCAN debe cerrar la Incidencia introduciendo la explicación en el campo “Observaciones” en la pestaña de “Datos de Cierre”. Si existe otro subconducto vacante. Telefónica cerrará la incidencia informando si acepta la obra o no (cumple normativa). Para ello el Operador debe informarlo en la incidencia y después cerrarla. • Si existe otro subconducto vacante y el Operador lo ha comunicado en la Incidencia. si es para sustituir la canalización afectada y para cambiar la solicitud y si hay capacidad vacante teórica. • Registros en incidencia marcados. • Observaciones (200 caracteres de límite). el Operador podría utilizarlo y comunicarlo en la Incidencia.es. El Operador podrá requerir la provisión de soluciones (rutas) alternativas desde el mismo instante en que detecte la imposibilidad de efectuar el despliegue en las condiciones previstas. informando de la reparación de la que se van a hacer cargo (nº de incidencia). El Operador podrá optar. coste de la misma y factura con desglose de trabajos realizados. en cuyo caso deberá cargar el documento con el permiso concedido en NEON y avisar por correo electrónico al buzón opermarco@telefonica. NEON envía un correo automático a la OOLL MPE (provincia de la solicitud) y a GGCAN. para realizar el Replanteo y que quede registrado el nuevo recorrido en NEON. En el trabajo abierto el Operador deberá cargar el permiso concedido para realizar la obra. Cuando la solicitud pasa a INCIDENCIA. En el fichero de texto debe informar con precisión de la distancia donde está el conducto obstruido desde las CR o arquetas. por llevar a cabo personalmente la tramitación de cuantos permisos particulares y autorizaciones y licencias administrativas sean exigibles para la reparación de la obstrucción. lo que deberá culminar en la provisión de una solución viable en el plazo máximo de15 días laborables. Debe figurar toda la información cargada por el Operador en varias pestañas: Datos generales. el Operador debe abrir incidencia para informar de la finalización. y debe seleccionar las que tengan fecha de Apertura pero no de cierre (se pueden consultar desde la propia SUC pulsando el botón CONS. Si es así. Cuando el Operador vaya a iniciar los trabajos debe abrir un alta de trabajos de provisión. con fecha. El plazo máximo para la resolución de incidencias de provisión es de 30 días laborables. y el subconducto que lo está. Ésta debe consultar en NEON las incidencias asociadas a la SUC. para que Telefónica pueda reparar la canalización. • Fichero con Fotos (opcional). • Fichero de texto (opcional) para incluir más explicación. El Operador. Telefónica se responsabilizará de la aceptación de la obra y asumirá los costes asociados a la misma. es necesario que tramite otra SUC. o desde la consulta de “Incidencias en provisión” en la pestaña superior “Incidencias”). Asimismo podrá supervisar si lo desea los trabajos de desobstrucción. Registros y Datos de Cierre. tras lo que podrá considerarse autorizado para intervenir en el punto afectado. Una vez reparada.OFERTA DE REFERENCIA DE SERVICIOS MAYORISTAS DE ACCESOS A INFRAESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL • Datos de contacto del Operador. podrá informar a Telefónica de su intención de reparar personalmente la obstrucción. Si el Operador propone utilizar otro recorrido alternativo. de forma coordinada por el Procedimiento de Gestión Página 39 de 50 . • Si el Operador propone utilizar otro recorrido alternativo.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO (PROGRAMADO) A efectos del correcto mantenimiento de las infraestructuras. para regularizar la SUC. por ejemplo. por desplazamientos de prismas de fibrocemento. Fecha Ocupación. Dicha alta se deberá realizar de la misma forma que el Alta de Trabajos en Provisión. arquetas o postes en un formulario de solicitud. Si el Operador decide que Telefónica amplíe o construya nueva canalización. la solicitud definitiva y los datos de la solicitud inicial. El Operador avisará a Telefónica rellenando en NEON el Alta de Trabajos de Mantenimiento desde la pestaña “trabajos” al menos con 24h de antelación. En tales casos.OFERTA DE REFERENCIA DE SERVICIOS MAYORISTAS DE ACCESOS A INFRAESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL Operador y Telefónica. 8. NEON mandará automáticamente un correo de aviso a OOLL MPE (provincia) y al CNSI. los operadores podrán recurrir a los mecanismos dispuestos en la Oferta para situaciones de saturación (apartado 6). GGCAN retrocederá la solicitud al Estado AR y MD INCORRECTA. 8. Por su parte. La información asociada a estos trabajos se podrá consultar en NEON desde la pestaña “Trabajos” en “Mantenimiento/Consulta”. central. se considerará que las canalizaciones así afectadas presentan obstrucciones irreparables donde la única solución viable pasa por rehacer completamente la canalización o bien construir un tramo nuevo en otro emplazamiento para evitar la avería. el Operador deberá indicarlo en una nueva incidencia en NEON. nº de cámara. Previamente GGCAN debe cerrar la Incidencia introduciendo la explicación en el campo Observaciones en la pestaña de Datos de Cierre. con la información de la solicitud. con la diferencia de que el Operador deberá informar de las CR. El CNSI tiene presencia 24h para que la urgencia sea atendida en el menor tiempo posible. o bien donde. por la antigüedad y mal estado de las infraestructuras la reparación mediante calas no sea posible. el Operador podrá contactar con el CNSI a través de correo (opercioscnsi@telefonica. Procedimiento de Gestión Página 40 de 50 . persona de contacto y teléfono del Operador.es). Telefónica informará de los costes en la misma. provincia.2. arqueta o poste afectado. Si no se dispone de información teórica o hay dudas de la situación de la ruta alternativa. el Operador se hará cargo del mantenimiento de las redes de su titularidad instaladas en las infraestructuras compartidas. podría ser necesario que el Operador realice otra SUC. Obstrucciones de gravedad (“irreparables”) Cuando se produzcan obstrucciones de mayor gravedad causadas. registros y fechas de los trabajos. El estado en NEON de las solicitudes de uso compartido es Estado Ocupación. SPON deberá regularizar la factura. El Operador indicará en la nueva MD las causas de la variación.1. conductos o postes Telefónica se encargará del mantenimiento de los mismos.2. Dentro de “Trabajos” hay varias pestañas donde figura toda la documentación. Sólo en casos de máxima gravedad el Operador podrá utilizar además el teléfono de atención del CNSI: 900 300 064. El Operador tendrá que identificar el código MIGA de la central. el tipo de incidencia y localización. INCIDENCIAS EN MANTENIMIENTO Una vez ocupados los registros. Incidencias en provisión que requieran actuación inmediata En caso de otras urgencias que requieran actuación inmediata (peligro para las personas o rotura de cables). siempre que ello suponga el acceso directo a las infraestructuras afectadas. para realizar el Replanteo. Telefónica cerrará la incidencia informando que la obstrucción es irreparable. el Operador entrante deberá comunicar a Telefónica cualquier actuación de operación y/o mantenimiento que vaya a realizar sobre las mismas.
nº de cámara. • Observaciones (200 caracteres de límite). • • • Trabajadores: Nombre y apellidos y NIF. submenú “Mantenimiento”. NIF y teléfono. 8.es).OFERTA DE REFERENCIA DE SERVICIOS MAYORISTAS DE ACCESOS A INFRAESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL El Operador deberá informar: • • • Empresa que va a realizar la obra. El Operador tendrá que identificar el código MIGA de la central. Si alguna Comunidad de propietarios u Organismo público requiriera un certificado que acredite al Operador que está autorizado al uso de las infraestructuras que figuran en la SUC. Responsable: Nombre y apellidos.2. • Fichero de texto (opcional) para incluir más explicación. tipo de incidencia y localización. distancia donde está el conducto obstruido desde las CR o arquetas y datos del subconducto ocupado por el Operador. Fecha Inicio y finalización de trabajos. El Operador gestionará los permisos para los trabajos de tendido de su red cumpliendo la normativa NOTECO y los cargará en NEON en el trabajo asociado a la solicitud. persona de contacto y teléfono del Operador. arqueta o poste afectado. El Operador a posteriori deberá cargar un alta de trabajos informando dónde ha trabajado. el Operador podrá contactar con el CNSI a través de correo (opercioscnsi@telefonica. Lista de CR donde van a realizar los trabajos. • Central (código MIGA). MANTENIMIENTO CORRECTIVO (AVERÍAS) El Operador puede dar de alta una incidencia en NEON desde la pestaña “Incidencias”. Documentación de Permisos de obras y partes de seguridad. En el fichero de texto debe informar con precisión de la incidencia (avería). • Registros en incidencia. Los partes de seguridad o los permisos que el Operador debe cumplimentar al realizar trabajos en los registros debe cargarlos en NEON asociados a la solicitud. El CNSI tiene presencia 24h para que la urgencia sea atendida en el menor tiempo posible. • Fichero con Fotos (opcional). Si no son necesarios el Operador deberá indicarlo en un documento. el Operador lo deberá solicitar a través de los contactos comerciales (SPON). Incidencias en mantenimiento que requieran actuación inmediata En caso de otras urgencias que requieran actuación inmediata y no puedan esperar el plazo de aviso del alta de trabajos (peligro para las personas o rotura de cables). submenú “Alta”. Sólo en casos de máxima gravedad el Operador podrá utilizar además el teléfono de atención del CNSI: 900 300 064. • Provincia. El Operador debe informar en la incidencia asociada a la solicitud: • Datos de contacto del Operador.2. Procedimiento de Gestión Página 41 de 50 .
Domicilio afectado y localidad a la que pertenece. El Operador informará sólo de aquellas averías de las infraestructuras que afecten a su red y que requieran intervención de Telefónica. NEON envía un correo automático a la OOLL MPE (provincia de la solicitud) y al CNSI (OPER_CIOS_CNSI (opercioscnsi@telefonica. El Servicio de Atención Técnica de Empresas tramitará un boletín G1 de “Incidencias Planta Exterior” que debe llegar al CNSI con carácter urgente. cables que se encuentren dando servicio a clientes de los operadores. que indica que es incidencia en mantenimiento).es). Indicar el nombre del Operador y de la persona de contacto. Teléfono de contacto. W (cadena fija. Cuando el Operador detecta avería URGENTE podrá hacer uso del teléfono de averías 900111002 (Servicio de Atención Técnica de Empresas). Los Operadores podrán informar en este teléfono de las incidencias ocurridas en sus infraestructuras durante la prestación del servicio MARCO. se indicará la central. es decir. se indicará que es URGENTE. que deben ser informadas en NEON. Si hay rotura del cable de FO de salida de una central. “MAN” (cadena fija de tres caracteres. Horario de contacto. Cualquier comunicación posterior del CNSI con el Operador se realizará a través del CAC de SPON.OFERTA DE REFERENCIA DE SERVICIOS MAYORISTAS DE ACCESOS A INFRAESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL NEON asigna un nº de Incidencia con el siguiente formato: Número de incidencia mantenimiento: xxxMANWxxxx aaaammdd00 Código Operador (3 dígitos). Plazos de resolución de averías La resolución de averías de carácter urgente en las infraestructuras de Telefónica que se produzcan tras la instalación del cableado de los operadores y que afecten por tanto a tendidos activos. indicando que la solicitud se ha recibido vía web). Motivo: El Operador debe indicar el motivo con la mayor exactitud posible y se facilitará el administrativo de la solicitud de Servicio MARCO que se registró en NEON. Nombre de la persona de contacto en el caso de no haber sido afectado un teléfono en particular. para completar la longitud de 21). El Operador indicará que es una incidencia de planta exterior. El CNSI dispone del buzón: SPON_ATCL_CAE_SPON (cae. En la apertura de incidencias el Operador debe proporcionar los siguientes datos: Provincia: Código MIGA y Nombre. Si la avería supone corte del servicio o riesgo para las personas o vehículos. Fecha de solicitud (aaaammdd). 00 (cadena fija.es) con la información correspondiente.operadoras@telefonica. el nº de cámara. estarán sujetos a los SLA siguientes: Procedimiento de Gestión Página 42 de 50 . OOLL MPE debe mantener informado al CNSI de los permisos de las calas y del inicio y finalización de las obras. Cuando el Operador abre una incidencia. arqueta o poste afectado. Número de 4 dígitos secuencial (la secuencia es común para todos los operadores).
3. cuando exista afectación de servicio.1. desde la pestaña “Incidencias”. el CNSI dará de alta una incidencia en NEON informando de la avería y de su localización. La reparación de roturas del cableado de salida de central.3. obtención de permisos o condicionantes de PRL). Se deberá dar de alta una incidencia por Operador. se regirá por los SLA siguientes: 8. etc. rotura de canalización por mala actuación en un sondeo. • Cuando las incidencias se produzcan fuera del horario laboral. • Reparación por parte de Telefónica: 24 horas tras la apertura de la incidencia. ALTA DE INCIDENCIA POR TELEFÓNICA (ASOCIADA A CR.) Telefónica debe determinar el alcance de la avería y si en la misma pudiera haber dañado el cable de algún Operador. ARQUETA O POSTE) 8. submenú “Mantenimiento”. • Cuando se produzca una avería por rotura de cables del Operador cuya reparación requiera la presencia de personal de Telefónica (por ejemplo para facilitar el acceso al Operador a la canalización afectada).OFERTA DE REFERENCIA DE SERVICIOS MAYORISTAS DE ACCESOS A INFRAESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL • En el plazo máximo de 8 horas Telefónica solventará averías o roturas en sus canalizaciones que afecten a los cables en servicio de los operadores. aun cuando dicha reparación sea la mínima necesaria. Se considerarán justificadas paradas de reloj por retrasos debidamente justificados y no imputables a Telefónica (pe. Se considerarán justificadas paradas de reloj por retrasos debidamente justificados y no imputables a Telefónica (pe. En caso que la incidencia afecte a la red del Operador. • Provisión de acceso y acompañamiento para que el Operador afectado repare por sus medios la avería: 2 horas tras la apertura de la incidencia. obtención de permisos). Telefónica se personará y facilitará dicho acceso en el plazo máximo de dos horas. o de carácter provisional. • Cuando las incidencias se produzcan fuera del horario laboral. para restablecer la operatividad de los cables afectados. submenú “Alta”. los SLA señalados se ampliarán en un 30%. los SLA señalados se ampliarán en un 30%. TELEFÓNICA DETECTA AVERÍA Y LO COMUNICA AL OPERADOR Con independencia de la naturaleza de la avería (hundimiento de un prisma. CNSI debe informar en la incidencia: • El Operador afectado • Datos de contacto del Operador (estos datos se rellenarán con datos ficticios hasta que se eliminen de NEON es un error) • Provincia • Central (código MIGA) • Registros en incidencia marcados • Observaciones (200 caracteres de límite) • Fichero de texto (opcional) para incluir más explicación • Fichero con Fotos (opcional) • Inicio y Fin Parada de reloj (si hay parada) Procedimiento de Gestión Página 43 de 50 .
puesto que actualmente no es posible. Telefónica abrirá y cerrará la incidencia. y se rellenará con todo “ceros”). NEON enviará correo al Operador afectado. Las comunicaciones se harán mediante estas incidencias.OFERTA DE REFERENCIA DE SERVICIOS MAYORISTAS DE ACCESOS A INFRAESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL • Fichero de permisos (opcional) El CNSI debe cerrar la incidencia en la pestaña de datos de Cierre. Telefónica cerrará la incidencia una vez informado el coste en el campo Observaciones o en el texto de Cierre de la Incidencia. • Apellido de contacto del Operador (por el mismo motivo se rellenará con el tipo de Incidencia: INCUMPLIMIENTO PRL.3. • Fichero de texto (opcional) para incluir explicaciones adicionales. • Nombre de contacto del Operador (por el mismo motivo se rellenará con la palabra “Telefónica”). • Teléfono del Operador (puesto que no se ha modificado el nombre del campo en NEON. e informar de la parada de reloj. permisos. • Fichero con Fotos (opcional). Se va a realizar el desarrollo en NEON para que el Operador pueda cerrar la incidencia en NEON cuando estuviera solucionada por el Operador. • Observaciones (máximo 200 caracteres). • Central (código MIGA). AVERÍA). TELEFÓNICA DETECTA INCUMPLIMIENTOS PRL. • Inicio y Fin Parada de reloj (si hay parada). DEFECTO. Si el Operador repara el daño producido en las infraestructuras (defecto de obra o avería). No se escribirán correos a los operadores. • Registros en incidencia marcados. Se informarán los siguientes datos: • El Operador que ha causado la incidencia. Cuando exista incumplimiento de PRL. defecto de obra o avería provocada por el Operador. deberá comunicarlo a GGCAN para que abra una INCIDENCIA DE MANTENIMIENTO al Operador causante de la misma. etc. El seguimiento de estas incidencias (se hayan o no abierto incidencias en NEON) se hará en las reuniones mensuales con los Operadores. DEFECTOS DE OBRA O AVERÍAS PROVOCADAS POR OPERADOR (EN LA OBRA CIVIL Y CABLES). así como formalizar las observaciones que considere oportunas Procedimiento de Gestión Página 44 de 50 .2. El Operador podrá reflejar su posible disconformidad y los motivos de la misma. Si Telefónica se encarga de la reparación se informará vía NEON del coste de la misma. 8. Cuando Telefónica detecte incumplimiento de PRL. se va a utilizar para distinguir que la incidencia la ha abierto Telefónica. • Provincia. es el Operador quien cerrará la incidencia cuando esté finalizada. • Fichero de permisos (opcional). según la información transmitida por OOLLMPE.
deberá enviar un correo electrónico al buzón de GGCAN para acordar una nueva fecha. • Central (código MIGA). VARIACIONES EN INFRAESTRUCTURAS OCUPADAS POR LOS OPERADORES Por diversos motivos se puede requerir la modificación del trazado de las infraestructuras de una zona determinada.es) • En caso que el Operador rechace la fecha propuesta como cita del replanteo. 9. • Fichero de texto (opcional) para incluir explicaciones adicionales Se incluirá la información sobre la variación. Telefónica cerrará la incidencia inmediatamente después de abrirla. • Fichero de permisos (opcional). se va a utilizar para distinguir que la incidencia la ha abierto Telefónica. • Apellido de contacto del Operador (por el mismo motivo se rellenará con el tipo de Incidencia: VARIACION EN INFRAESTRUCTURAS).operadoras@telefonica. • Teléfono del Operador (puesto que no se ha modificado el nombre del campo en NEON. • Provincia. RESUMEN DE BUZONES DE LOS DIFERENTES GRUPOS QUE INTERVIENEN EN EL SERVICIO MARCO Buzón GGCAN: TE_OPERMARCO (opermarco@telefonica. • Inicio y Fin Parada de reloj (si hay parada).3. • Se remitirán partes de seguridad. y se rellenará con todo “ceros”). de modo que Telefónica tendrá que proyectar dicha variación. Para ello Telefónica informará al operador mediante un Alta de INCIDENCIA EN MANTENIMIENTO. Además facilitará al Operador el nombre y teléfono de contacto de personal técnico de Telefónica para la coordinación de estos trabajos. Se informarán los siguientes datos: • El Operador que está afectado por la variación. Telefónica avisará al Operador con tiempo suficiente para que lleve a cabo las modificaciones oportunas de su red por el nuevo trazado. • Fichero con Fotos (opcional).3. Se incluirá la información sobre la variación. • Registros en incidencia marcados.es) • Sólo para las comunicaciones del CNSI con el CAC. • Observaciones (máximo 200 caracteres). Buzón CAC de SpON: SPON_ATCL_CAE_SPON(cae.OFERTA DE REFERENCIA DE SERVICIOS MAYORISTAS DE ACCESOS A INFRAESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL 8. • Se remitirán permisos cuando no se puedan cargar en NEON. Procedimiento de Gestión Página 45 de 50 . Cuando estas infraestructuras estén compartidas con otro Operador. • Nombre de contacto del Operador (por el mismo motivo se rellenará con la palabra “Telefónica”).
Buzón del CNSI: OPER_CIOS_CNSI (opercioscnsi@telefonica. Teléfono de contacto del SATE: 900 111 002 • Teléfono a disposición de los operadores para averías urgentes en las infraestructuras.soporte@telefonica. Procedimiento de Gestión Página 46 de 50 .es) En fase de ocupación sólo se empleará cuando no se pueda hacer vía NEON: • El Operador informará en este buzón de la planificación de las obras de ocupación en los registros y/o postes. • En caso de urgencia que requiera actuación inmediata.OFERTA DE REFERENCIA DE SERVICIOS MAYORISTAS DE ACCESOS A INFRAESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL Buzón CAC de SpON:RED_SPON_SGO_SOPORTE@Telefonica(sgo. El Operador además podrá hacer uso del teléfono de contacto del CNSI (900 300 064) para los avisos que necesiten una atención especial por su gravedad. En fase de mantenimiento: • El Operador usará el buzón del CNSI para informar de trabajos de mantenimiento en su red que requieran acceso a las infraestructuras de Telefónica o cuando requieran entrar urgentemente para la reparación de una avería en su cable.es) • Para las comunicaciones del Operador y OOLL MPE con SPON.
Operador y central.OFERTA DE REFERENCIA DE SERVICIOS MAYORISTAS DE ACCESOS A INFRAESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL ANEXOS ANEXO 1. Procedimiento de Gestión Página 47 de 50 .es) buzón de lotus-notes perteneciente a GGCAN indicando en el asunto la solicitud. SATE: Servicio de Atención Técnica de Empresas SPON: Dirección comercial para Operadoras nacionales. GLOSARIO SICO: Servicio de Información de conductos SII: Servicio de Información de Infraestructuras SIV: Solicitud de Información de Vacantes SUC: Servicio de Uso Compartido NEON: Nuevo Entorno de Operadores Nacionales CARPE/ESCAPEX: Visualización WEB del sistema gráfico GGCAN: GGCAN (Operaciones) canalizaciones) para gestión de MARCO (Grupo de Gestión TE_Servicio MARCO buzón de lotus-notes que se debe poner en copia en los correos de GGCAN con el Operador. OOLL MPE: Operaciones Locales unidades operativas de mantenimiento planta exterior OOLL IPE: Operaciones Locales unidades operativas de ingeniería planta exterior Los Nombres de los Departamentos de Telefónica pueden variar. Operador y central. indicando en el asunto la solicitud. TE_OPERMARCO (dirección de internet opermarco@telefonica.
EJEMPLOS DE REPRESENTACIÓN GRAFICA DE CÁMARAS Y ARQUETAS EN CARPE/ESCAPEX Cámara Tipo gABP CARPE: Cámara Tipo gBR CARPE: Cámara Tipo gLP CARPE: Cámara Tipo gTP CARPE Cámara Tipo gJP CARPE Cámara Tipo gJR CARPE Procedimiento de Gestión Página 48 de 50 .OFERTA DE REFERENCIA DE SERVICIOS MAYORISTAS DE ACCESOS A INFRAESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL ANEXO 2.
OFERTA DE REFERENCIA DE SERVICIOS MAYORISTAS DE ACCESOS A INFRAESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL Cámara Tipo gLR CARPE Arqueta Tipo D CARPE Ejemplo ESCAPEX CR gBRF: Procedimiento de Gestión Página 49 de 50 .
NUMERACIÓN DE CONDUCTOS EN EL INTERIOR DE LAS CÁMARAS (DIRECCIÓN HACIA LA CENTRAL) NORTE 13 14 15 16 12 11 10 9 5 6 7 8 4 3 2 1 OESTE ESTE SUR ÁREA DE DISEÑO E INSTALACIÓN DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y PLANIFICACIÓN Jefatura: PORTADORES Y PLANTA EXTERIOR Dibujado: I.f1. Procedimiento de Gestión Código: NT.P. Revisado: B.B.L.F.G.N.0008-2-05 Anexo Nº Hoja 1 / 1 NUMERACIÓN DE CONDUCTOS EN EL INTERIOR DE LAS CÁMARAS Escala: 11 Fecha: JUNIO 2005 Vale Nº: 2624 Edición: 2ª Página 50 de 50 . Aprobado: J.OFERTA DE REFERENCIA DE SERVICIOS MAYORISTAS DE ACCESOS A INFRAESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL ANEXO 3.
Documents Similar To Procedimiento de Gestión
Accion de Tutela Creado (Recuperado)
Cv Lenin Andres Velez de Gracia 2011
Telefónica Selecciona 34 Profesionales Jóvenes Por La Web
Aporte Fase Final
NdP Programa Ayudas Pymes 2010
Funciones de La Hoja de Calculo_Frida
Cuado Sinoptico Operaciones Bd
date-580493f8002d38.35865180.pdf
auspiciousfranc65
More From Javier Montoro Carrasco
CAJA MOBI
Normativa Tecnica SUC Telefonica
40211805 Libro en Espanol de PRINCE2 Version 2009 El Modelo de Procesos PRINCE2 v 1 4
Manual Euroset2005[1]
Catalogo FAMMSA (Torres Iluminacion

References: resolución 
 Resolución 
 Resolución 

resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución