Source: http://docplayer.it/17465431-Lavori-di-capitolato-speciale-d-appalto-articolo-45-commi-3-e-seguenti-regolamento-generale-d-p-r-21-dicembre-1999-n-554.html
Timestamp: 2019-01-16 12:44:28+00:00

Document:
LAVORI DI. CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO (articolo 45, commi 3 e seguenti, regolamento generale, d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554) - PDF
Download "LAVORI DI. CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO (articolo 45, commi 3 e seguenti, regolamento generale, d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554)"
2 Capitolato speciale d appalto (parte normativa) Lavori a corpo e a misura UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA PALAZZO GIULIARI SEDE DEL RETTORATO LAVORI DI Restauro per adeguamento funzionale dei locali e abbattimento delle barriere architettoniche: opere edili ed impiantistiche CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO (articolo 45, commi 3 e seguenti, regolamento generale, d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554) euro a) Importo esecuzione lavorazioni (base d asta) ,00 b) Oneri per l attuazione dei piani di sicurezza ,00 1) Totale appalto (a + b) ,00 c) Somme a disposizione dell amministrazione ,00 2) Totale progetto (1 + c) ,00 Il responsabile del servizio Il progettista Il responsabile del procedimento 1
3 Indice PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL APPALTO Art. 1 Oggetto dell appalto...5 Art. 2 Ammontare dell appalto...6 Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto...6 Art. 4 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili...7 Art. 5 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili...8 CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE Art. 6 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto...9 Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto...9 Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti l appalto...10 Art. 9 Fallimento dell appaltatore...10 Art. 10 Rappresentante dell appaltatore e domicilio; direttore di cantiere...10 Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione...11 Art. 12 Convenzioni europee in materia di valuta e termini...11 CAPO 3 - TERMINI PER L ESECUZIONE Art. 13 Consegna e inizio dei lavori...12 Art. 14 Termini per l'ultimazione dei lavori...12 Art. 15 Proroghe...12 Art. 16 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori...13 Art. 17 Sospensioni ordinate dal R.U.P...14 Art. 18 Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione...14 Art. 19 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma...15 Art. 20 Inderogabilità dei termini di esecuzione...16 Art. 21 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini...16 CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA Art. 22 Anticipazione...17 Art. 23 Pagamenti in acconto...17 Art. 24 Pagamenti a saldo...17 Art. 25 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto...18 Art. 26 Ritardi nel pagamento della rata di saldo...19 Art. 27 Revisione prezzi...19 Art. 28 Cessione del contratto e cessione dei crediti...20 CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI Art. 29 Lavori a misura...21 Art. 30 Lavoro a corpo...21 Art. 31 Lavori in economia...22 Art. 32 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d opera...22 CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE Art. 33 Cauzione provvisoria...23 Art. 34 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva...23 Art. 35 Riduzione delle garanzie...24 Art. 36 Obblighi assicurativi a carico dell impresa...24 CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L ESECUZIONE Art. 37 Variazione dei lavori...26 Art. 38 Varianti per errori od omissioni progettuali...26 Art. 39 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi...27 CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA Art. 40 Norme di sicurezza generali...28 Art. 41 Sicurezza sul luogo di lavoro...28 Art. 42 Piano di sicurezza
4 Art. 43 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento...28 Art. 44 Piano operativo di sicurezza...29 Art. 45 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza...29 CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO Art. 46 Subappalto...30 Art. 47 Responsabilità in materia di subappalto...31 Art. 48 Pagamento dei subappaltatori...32 CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO Art. 49 Accordo bonario e transazione...33 Art. 50 Definizione delle controversie...33 Art. 51 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera...34 Art. 52 Rescissione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori...34 CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L ULTIMAZIONE Art. 53 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione...36 Art. 54 Termini per il collaudo...36 Art. 55 Presa in consegna dei lavori ultimati...36 CAPO 12 - NORME FINALI Art. 56 Oneri e obblighi a carico dell appaltatore...37 Art. 57 Obblighi speciali a carico dell appaltatore...42 Art. 58 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione...46 Art. 59 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati...46 Art. 60 Custodia del cantiere...46 Art. 61 Cartello di cantiere...46 Art. 62 Spese contrattuali, imposte, tasse...46 ALLEGATI Tabella A Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili...48 Tabella B Categorie omogenee dei lavori ai fini della contabilità e delle varianti...49 Tabella C Elenco degli elaborati integranti il progetto...50 ABBREVIAZIONI - Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); - Legge n del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F); - Decreto legislativo n. 81 del Attuazione dell art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro; - Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici); - D.P.R. n. 34 del 2000 (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici); - Capitolato generale d appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145); - D.P.R. n. 222 del 2003 (decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili ); - R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 7 e 8 del d.p.r. n. 554 del 1999); - DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva previsto dall articolo 3, comma 8, lett. b-bis) e b-ter), del decreto legislativo n. 494 del 1996, come modificato dall'articolo 86, comma 10, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e dall articolo 20, comma 10, del decreto legislativo n. 251 del 2004; previsto altresì dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; - Amministrazione, Università degli Studi di Verona Stazione Appaltante; - Appaltatore, L Impresa Esecutrice dei lavori; - Capitolato Speciale, il presente documento; - Contratto, il contratto stipulato tra l Amministrazione e l Appaltatore; - Elenco Prezzi unitari di Progetto, documento riportante la descrizione estesa delle voci utilizzate per il progetto, comprensiva dei prezzi per unità di misura di ogni singola voce; 3
5 - Lista - Computo metrico, documento predisposto dall amministrazione che elenca le singole voci elementari costituenti il progetto, riportandone le quantità. Su questo documento l Appaltatore riporta, in sede di offerta, i prezzi unitari di offerta e la percentuale di ribasso riferita al computo metrico estimativo.. 4
6 PARTE PRIMA DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL APPALTO Art. 1 - Oggetto dell appalto 1. L oggetto dell appalto consiste nell esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell intervento di cui al comma L intervento è così individuato: a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: P144 Intervento di restauro Palazzo Giuliari Lavori e forniture per adeguamento funzionale dei locali ed abbattimento barriere architettoniche ; b) descrizione sommaria: i lavori sono suddivisi temporalmente in due fasi distinte, una che riguarda gli interventi sull ala ovest, che comprende i corpi su via Timavo, ed una che riguarda gli interventi sull ala est che comprende i corpi su via dell Artigliere, con il limite di demarcazione che passa sul lato ovest dei vani di distribuzione che fiancheggiano la Sala Barbieri (Vedi schema grafico allegato); la suddivisione dei lavori in due fasi comporterà interventi preparatori necessari a garantire la funzionalità dell ala che resterà attiva e lo spostamento dei servizi che occupano le aree interessate dalle opere; il cronoprogramma dei lavori definisce la successione degli interventi distinti per fasi, mentre l ordine di priorità delle due fasi verrà definito dalla Stazione Appaltante secondo le proprie necessità organizzative; gli interventi edilizi e strutturali previsti riguardano la completa ristrutturazione dei due corpi di più recente realizzazione, posti sul lato nord del complesso, ed interventi nella parte monumentale, localizzati, tutti finalizzati alla realizzazione di vani scala ed ascensori di tipo protetto e nuovi gruppi di servizi igienici; gli interventi impiantistici hanno un carattere più diffuso e riguardano il rifacimento degli impianti termotecnici, con l eliminazione della attuale centrale termica e la realizzazione di un impianto generale di riscaldamento e raffrescamento a fan-coil, che utilizzerà i fluidi prodotti in una centrale esterna all edificio, ed un impianto ad aria limitato ad alcuni locali; la ristrutturazione degli impianti idraulici, che riguarda tutti i nuovi gruppi di servizi igienici, utilizza la rete principale di distribuzione esistente ampliandola e modificandola dove occorre; degli impianti elettrici e di illuminazione è previsto l ampliamento e la ristrutturazione, utilizzando ed implementando le dorsali principali esistenti; è prevista inoltre l installazione di nuovi impianti di rivelazione fumi e di allarme antincendio; gli impianti di ascensore, necessari al superamento delle barriere architettoniche, sono del tipo adatto all uso da parte di persone disabili, con le caratteristiche ammesse per interventi di adeguamento; sono previste inoltre misure di prevenzione incendi di tipo passivo con l installazione di porte tagliafuoco, divisori REI 30, rivestimenti in classe 0 di reazione al fuoco; gli interventi di restauro riguardano le librerie lignee della biblioteca, alcuni pavimenti in pietra ed una parte degli intonaci. c) ubicazione: Verona, Quartiere Veronetta, Palazzo Giuliari in Via dell Artigliere n Sono compresi nell appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, della relazione sismica, del 5
7 progetto architettonico e di restauro, dei quali l appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 4. L esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell arte e l appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell adempimento dei propri obblighi. 5. Trova sempre applicazione l articolo 1374 del codice civile. Art. 2 - Ammontare dell appalto 1. L importo dell appalto posto a base dell affidamento è definito come segue: Importi in euro Colonna 1) Colonna 2) Colonna 1 + 2) Num. A corpo A misura TOTALE a) Importi esecuzione lavori: , , ,00 a.1) - opere architettoniche e di restauro , , ,97 a.2) - opere strutturali , , ,67 a.3) - impianti elettrici e speciali , ,52 a.4) - impianti meccanici e termotecnici , ,04 a.5) - impianti idricosanitari e di scarico , ,80 b) Oneri per attuazione piani di sicurezza 6.240, , ,00 a) + b) IMPORTO TOTALE , , ,00 2. L importo contrattuale corrisponde all importo dei lavori di cui al comma 1, lettera a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui al comma L importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti, dell articolo 7, comma 4, del d.p.r. n. 222 del 2003 e del punto 4 dell Allegato XV al D.leg.vo 09/04/2008 n. 81. Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto 1. Il contratto è stipulato a corpo e a misura ai sensi dell articolo 53, comma 4, periodi terzo, quarto, quinto e sesto, del Codice dei contratti, e degli articoli 45, comma 6, e 90, comma 5, del regolamento generale. 2. L importo della contratto della parte di lavoro a corpo, di cui all art. 2, comma 1, colonna 1, come determinato in seguito all offerta dell aggiudicatario fatta in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. L importo di contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte dei lavori di cui all art. 2, comma 1, lettera a), colonna 2) previsti in economia e a misura negli atti progettuali, nel PSC e nella lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l esecuzione dell appalto (di seguito denominata semplicemente lista ), di cui all art. 90, commi 1 e 2, del regolamento generale, in base alle quantità effettivamente prestate o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all art. 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente capitolato. 3. Per la parte di lavoro di cui all art. 2 comma 1, lettera a), colonna 1, prevista a corpo negli atti progettuali e nella lista, i prezzi unitari offerti dall aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l importo complessivo dell offerta, anche se determinato attraverso l applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi dei commi 1 e 2; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella «lista», ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle 6
8 quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori di cui all articolo 2, comma 1, colonna 2), previsti in economia e a misura, i prezzi unitari offerti dall aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi come elenco dei prezzi unitari. 4. I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell appalto e della determinazione dell importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d opera, qualora ammissibili ai sensi dell articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti. 5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi unitari (per la parte in economia e a misura) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione nella parte a corpo e nell'elenco dei prezzi unitari per le parti a misuraa, relative agli oneri per l attuazione dei piani di sicurezza. Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 1. Ai sensi dell articolo 3 del D.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali». 2. Ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella tabella «A», allegata al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni di cui ai commi successivi. 3. Le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui al combinato disposto degli articoli 37, comma 11, del Codice dei contratti e 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 15% dell importo a base di gara, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall appaltatore solo se in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario i predetti lavori devono essere realizzati da un impresa mandante, qualora il concorrente sia un associazione temporanea di tipo verticale, o da un impresa subappaltatrice, qualora siano indicati come subappaltabili in sede di offerta; in ogni caso l esecutore, sia esso un impresa mandante o un subappaltatore, deve essere in possesso dei requisiti necessari. I predetti lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, con i relativi importi, sono individuati come scorporabili o subappaltabili nella tabella «A» allegata al presente capitolato con il numero 2, OG11 Impianti tecnologici. 4. I lavori appartenenti a categorie specializzate (serie «OS») dell allegato «A» al d.p.r. n. 34 del 2000, diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell importo totale dei lavori e inferiore a euro , possono essere realizzati dall appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere realizzati per intero da un impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; l impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui all articolo 28 del d.p.r. n. 34 del I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati nella tabella «A» allegata al presente capitolato con il numero 3 - OS6 Finiture di opere generali: pavimentazioni - con il numero 4 - OS7 Finiture di opere generali di natura edile (divisori, controparti, intonaci) - e con il numero 6 - OS8 Finiture di opere generali di natura tecnica (controsoffitti). 5. I lavori appartenenti a categorie specializzate (serie «OS») dell allegato «A» al d.p.r. n. 34 del 2000, per i quali vige l obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui all articolo 108 7
9 del d.p.r. n. 380 del 2001 e al regolamento di attuazione approvato con d.p.r. n. 447 del 1991, con i relativi importi, sono individuati nella tabella «A» allegata al presente capitolato con il numero 5 - OS4 Impianti di ascensori - e nella tabella «B» allegata al presente capitolato con il numero I lavori su elementi architettonici e superfici decorate di beni del patrimonio culturale, di cui all articolo 198 del Codice dei contratti, per i quali vige l obbligo di esecuzione da parte di soggetti aventi i requisiti di qualificazione, ai sensi dell articolo 201 comma 4 del Codice dei contratti, sono individuati con i relativi importi nella tabella «A» allegata al presente capitolato con il numero 7 - OS2 Restauri intonaci, opere lignee, pavimenti - e nella tabella «B» allegata al presente capitolato con il numero 7. Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, all articolo 45, commi 6, 7 e 8, e all articolo 159 del regolamento generale, all articolo 10, comma 6, del capitolato generale d appalto e all articolo 37 del presente capitolato, sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale. 8
10 CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto 1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d appalto, ancorché non materialmente allegati: a) il capitolato generale d appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto dal presente Capitolato speciale o non previsto da quest ultimo; b) il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo; c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati nell allegata tabella C, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3; d) l elenco dei prezzi unitari; e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 100 e all Allegato XV del decreto legislativo n. 81 del 2008, e le proposte integrative al predetto piano di cui all articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti; f) il piano operativo di sicurezza di cui all articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti e all articolo 6 del d.p.r. n. 222 del 2003; g) il cronoprogramma di cui all articolo 42 del regolamento generale, con le specificazioni relative alle due fasi dei lavori. 2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile; b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; c) il regolamento generale approvato con d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, per quanto applicabile; d) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni; e) il regolamento approvato con d.p.r. 3 luglio 2003, n Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: a) il computo metrico e il computo metrico estimativo; b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori all articolo 132 del Codice dei contratti; c) le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, che quelle risultanti dalla «lista» di cui all articolo 90 del regolamento generale, 9
11 predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall aggiudicatario e da questi presentata in sede di offerta. Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l appalto 1. La sottoscrizione del contratto da parte dell appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 2. Ai sensi dell articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l immediata esecuzione dei lavori. Art. 9 - Fallimento dell appaltatore 1. In caso di fallimento dell appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti. 2. Qualora l esecutore sia un associazione temporanea, in caso di fallimento dell impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell articolo 37 del Codice dei contratti. Art Rappresentante dell appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all articolo 2 del capitolato generale d appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all articolo 3 del capitolato generale d appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Qualora l appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all articolo 4 del capitolato generale d appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 10
12 Art Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 2. Per quanto riguarda l accettazione, la qualità e l impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l eventuale sostituzione di quest ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d appalto. Art. 12 Convenzioni europee in materia di valuta e termini 1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro. 2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa. 3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n
13 CAPO 3 - TERMINI PER L ESECUZIONE Art Consegna e inizio dei lavori 1. L esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell esecutore. 2. E facoltà della Stazione appaltante procedere in via d urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n del 1865, dell articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento generale; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 3. Se nel giorno fissato e comunicato l appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l affidamento del completamento dei lavori, l aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente. 5. Le disposizioni sulla consegna si applicano alle singole consegne di ognuna delle due fasi in cui è suddivisa l esecuzione dei lavori, come previsto dal progetto esecutivo e illustrato nelle planimetrie allegate al cronoprogramma dei lavori, oppure in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l urgenza sia limitata all esecuzione di alcune di esse. Art Termini per l'ultimazione dei lavori 1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell appalto è fissato in giorni 511 (cinquecentoundici) naturali consecutivi, per la prima fase dei lavori riguardanti l ala est del complesso, e in giorni 364 (trecentosessantaquattro) per la seconda fase dei lavori riguardanti l ala ovest del complesso, decorrenti dalle date dei verbali delle consegne dei lavori. 2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali. 3. L appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l approntamento delle opere necessarie all inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere. 4. Il tempo intercorrente tra l ultimazione della prima fase dei lavori e la consegna dei lavori della seconda fase verrà determinato dal R.U.P. in base alle esigenze della Stazione Appaltante e non potrà comunque superare mesi tre. Art Proroghe 1. L appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata 12
14 almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all articolo In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all articolo 14, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività. 3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori. 4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P. 5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. 6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta. 7. Trova altresì applicazione l articolo 26 del capitolato generale d appalto. 8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle due fasi previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all articolo 19; in tal caso per termine di ultimazione di cui all articolo 14 si intende il termine intermedio previsto dal predetto articolo 19, comma 4 e il periodo di proroga è proporzionato all importo dei lavori per l ultimazione dei quali è concessa la proroga. Art Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d arte, la direzione dei lavori d ufficio o su segnalazione dell appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d opera nei casi previsti dall articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell articolo 165 del regolamento generale. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., 13
15 qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all articolo 19. Art Sospensioni ordinate dal R.U.P. 1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l ordine è trasmesso contemporaneamente all appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione. 2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all appaltatore e al direttore dei lavori. 3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili. 4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Art Penali in caso di ritardo 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari al 0,1 per mille (euro zero e centesimi dieci ogni mille) dell importo contrattuale. In relazione all esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d una di tali fasi le penali di cui al comma precedente si applica nella medesima misura pari al 0,1 per mille (euro zero e centesimi dieci ogni mille) dell intero importo contrattuale. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all articolo 13, comma 3; b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. d) nel rispetto delle soglie temporali fissate per l ultimazione delle singole fasi dei lavori. 14
16 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 6. L importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l articolo 21, in materia di risoluzione del contratto. 7. L applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. Art. 19 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 1. Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 5 del decreto n. 494 del In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. 3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma Ai fini dell applicazione delle penali di cui all articolo 18, comma 2, lettera d), si tiene conto del rispetto delle seguenti soglie del predetto programma, considerate inderogabili, a partire dalla data di consegna dei lavori: a) ultimazione della prima fase dei lavori entro giorni 511 (cinquecentoundici) dalla consegna; b) ultimazione della seconda fase dei lavori entro giorni 364 (trecentosessantaquattro) dalla consegna; 15
17 5. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l articolo 133 del regolamento generale. Art. 20 Inderogabilità dei termini di esecuzione 1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione: a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b) l adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato; f) le eventuali controversie tra l appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l appaltatore e il proprio personale dipendente. 2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe di cui all articolo 15 o di sospensione dei lavori di cui all articolo 16. Art Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 1. L eventuale ritardo imputabile all appaltatore nel rispetto dei termini per l ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 98 (novantotto) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell articolo 136 del Codice dei contratti. 2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. 3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma Sono dovuti dall appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 16
18 CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA Art Anticipazione 1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione. Art Pagamenti in acconto 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 29, 30, 31 e 32, al netto del ribasso d asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a ,00 (Euroduecentomila). 2. A garanzia dell osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell articolo 7, comma 2, del capitolato generale d appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell articolo 168 del regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l indicazione della data di chiusura. 4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell articolo 169 del regolamento generale, il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l indicazione della data di emissione. 5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale. 6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall importo minimo di cui al comma L'emissione di ogni certificato di pagamento il R.U.P. è subordinata all acquisizione del DURC. 8. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari all importo contrattuale relativo alla prima fase dei lavori, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l importo contrattuale totale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell importo contrattuale medesimo. L importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell articolo 24. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all importo degli atti di sottomissione approvati. Art Pagamenti a saldo 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il 17
19 termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all articolo 23, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell opera, ai sensi dell articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell articolo 102, comma 3, del regolamento generale. 5. Ai sensi dell articolo 102, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni: a) importo garantito almeno pari all importo della rata di saldo, maggiorato dell I.V.A. all aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; b) la ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l emissione del certificato di collaudo provvisorio; c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto. 6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato all acquisizione del DURC. 7. Salvo quanto disposto dall articolo 1669 del codice civile, l appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 8. L appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. Art. 25 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l emissione del certificato di pagamento ai sensi dell articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 4. E facoltà dell appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non 18
20 provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. Art. 26 Ritardi nel pagamento della rata di saldo 1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. 2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora. Art Revisione prezzi 1. Ai sensi dell articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell intervento, in misura non inferiore all'1 per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti; a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa; a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione; a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso; 3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell anno precedente sia superiore al 2 per cento, all importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l ultimazione dei lavori stessi. 19
Capitolato speciale d'appalto Provincia di Pistoia LAVORI DI OPERE DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DA REALIZZARSI PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" DI PISTOIA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

References: Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 8
 Art. 9
 Art. 10
 Art. 11
 Art. 12
 Art. 13
 Art. 14
 Art. 15
 Art. 16
 Art. 17
 Art. 18
 Art. 19
 Art. 20
 Art. 21
 Art. 22
 Art. 23
 Art. 24
 Art. 25
 Art. 26
 Art. 27
 Art. 28
 Art. 29
 Art. 30
 Art. 31
 Art. 32
 Art. 33
 Art. 34
 Art. 35
 Art. 36
 Art. 37
 Art. 38
 Art. 39
 Art. 40
 Art. 41
 Art. 42
 Art. 43
 Art. 44
 Art. 45
 Art. 46
 Art. 47
 Art. 48
 Art. 49
 Art. 50
 Art. 51
 Art. 52
 Art. 53
 Art. 54
 Art. 55
 Art. 56
 Art. 57
 Art. 58
 Art. 59
 Art. 60
 Art. 61
 Art. 62
 art. 1
 articolo 10
 articolo 3
 articolo 20
 Art. 1
 articolo 1374
 Art. 2
 articolo 7
 Art. 3
 articolo 53
 art. 2
 art. 2
 art. 90
 art. 132
 art. 2
 articolo 2
 articolo 132
 Art. 4
 articolo 3
 articolo 28
 articolo 108
 articolo 198
 articolo 201
 Art. 5
 articolo 132
 articolo 45
 articolo 159
 articolo 10
 articolo 37
 Art. 6
 Art. 7
 articolo 100
 articolo 131
 articolo 131
 articolo 6
 articolo 42
 articolo 132
 articolo 90
 Art. 8
 articolo 71
 Art. 9
 articolo 37
 articolo 2
 articolo 3
 articolo 4
 Art. 12
 articolo 129
 articolo 14
 articolo 14
 articolo 14
 articolo 26
 articolo 19
 articolo 14
 articolo 19
 articolo 132
 articolo 165
 articolo 19
 articolo 16
 articolo 14
 articolo 13
 articolo 21
 Art. 19
 articolo 18
 articolo 133
 Art. 20
 articolo 15
 articolo 16
 articolo 136
 articolo 18
 articolo 7
 articolo 168
 articolo 169
 articolo 24
 articolo 23
 articolo 185
 articolo 1666
 articolo 102
 articolo 102
 articolo 1669
 Art. 25
 articolo 23
 articolo 133
 articolo 133
 articolo 133
 Art. 26
 articolo 133
 articolo 1664
 articolo 133