Source: http://bip.reczno.pl/index.php?id=200&a=1450&n_id=75
Timestamp: 2018-01-19 17:26:21+00:00

Document:
Ogłoszenie o zamówieniu - budowa drogi w
Stobnicy
Przebudowa drogi Stobnica Dolna
Nr ogłoszenia 195948 – 2014 z dn. 10.06.2014 r.
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi Stobnica Dolna.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres określa: dokumentacja techniczna - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, a w szczególności: odcinek drogi objęty opracowaniem posiada długość: od km. 0+000,00 do km. 1+086,42 mb, Początek trasy - tj. km 0+000,00 został przyjęty poza pasem drogi wojewódzkiej, gdyż włączenie projektowanej drogi do drogi wojewódzkiej zostało wykonane w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej, tym samym zakres objęty postępowaniem zlokalizowany jest tylko na działce nr 553 stanowiącej własność Inwestora - Gminy Ręczno. Projektowana szerokość jezdni - 4,50 mb. Szerokość pobocza - 2 x 0,75 m. Przekrój poprzeczny jezdni zróżnicowany - szczegółowo opisany w dokumentacji technicznej. Na odcinku od 0 + 000,00 do km 0 + 495,00 mb jednostronny chodnik o zmiennej szerokości z kostki brukowej grub. 8 cm kolor szary. Konstrukcja projektowanej drogi docelowo pod kategorię KR - 1. Konstrukcja projektowanej jezdni na istniejącej nawierzchni asfaltowej następująca: - warstwa wyrównawcza, - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 S grub. 4 cm, - w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 W grub. 4 cm. Na poszerzeniach i na odcinku drogi podlegającemu całkowitej rozbiórce projektowana konstrukcja drogi jest następująca: - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa grub. 20 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/63) grub. 15 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) grub. 5 cm, - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 S grub. 4 cm, - w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 W grub. 4 cm. Zjazdy do posesji o szerokości 4,50 mb. Wjazdy poprzeczne przez projektowany rów zostały zaprojektowane z przepustami rurowymi pod wjazdami z rur betonowych o średnicy 40 cm. ułożone na ławie z betonu C12/15 grubości 15 cm. Wjazdy zakończone ściankami czołowymi prefabrykowanymi. Konstrukcja wjazdów w pasie chodnika, oraz konstrukcja wjazdów do działek zabudowanych została zaprojektowana o nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm. kolorowej. Konstrukcja wjazdów na pola uprawne została zaprojektowana jako tłuczniowa. Zakres prac na obiekcie mostowym: rozbiórka istniejących - skorodowanych poręczy na obiekcie i wymianę ich na bariero poręcze mostowe - sztywne, ręczna dwukrotna reprofilacja ubytków w konstrukcji żelbetowej - sufitowej i ściennej mostu zaprawami PCC typ II wykonana z obu stron mostu. Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro a poniżej kwot określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1735).
Część drogi gminnej, działka nr 482; Szerokość jezdni 4,5 m, na odcinku od km 0 + 000,00 do 0 + 350,00, szerokość poboczy 2 x 0,75m + odtworzenie rowu odwadniającego na całym odcinku. Przebudowa polegająca na uzupełnieniu podbudowy, wykonanie nawierzchni asfaltowej Stan obecny - zniszczona nawierzchnia kamienna. Wykonanie w ramach inwestycji Budowa drogi w miejscowości Dęba, gm. Ręczno
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.31.61-5.
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 1. Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 ). Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez Wykonawcę tzn.: a) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię bankowego polecenia przelewu lub inny dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) potwierdzający przelew kwoty wadium na konto Zamawiającego; b) oryginał dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego. Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą, lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą. 2. Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, ze zm.). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej winna ona zawierać następujące elementy: a) wskazanie Wykonawcy (w przypadku konsorcjum - nazwy wszystkich Wykonawców), b) wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ubezpieczenia, c) wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego udzielającego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, d) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, e) wskazanie sumy gwarancyjnej, f) określenie terminu ważności gwarancji, g) zobowiązanie banku/towarzystwa ubezpieczeniowego do bezwarunkowego zapłacenia pełnej sumy wadium w przypadku, gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy. h) w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, którą należy zwrócić Gwarantowi, zaleca się, aby nie była trwale związana z ofertą. i) dokumenty, o których mowa w punkcie pkt 2. lit. e - g muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 11.3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego - 30 89880001 0030 0306 0004 0001 Bank Spółdzielczy O /Ręczno z zaznaczeniem, którego postępowania ono dotyczy - wadium - przetarg - ZP-271.D.1.2014. 2) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 3) Wadium wnoszone w innych formach niż pieniądz, dopuszczonych przez Zamawiającego, należy załączyć w oryginale do oferty, w osobnej kopercie opisanej: wadium do przetargu - ZP-271.D.1.2014 4. Termin wniesienia wadium. 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2) W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 5. Zwrot i utrata wadium. Zwrot i utrata wadium następuje na zasadach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych..
Wykonawca winien wykazać, że wykonał w sposób należyty, zgodnie ze sztuką budowlana i prawidłowo ukończone, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: dwa zadania obejmujące roboty w zakresie budowy dróg o wartości co najmniej 800.000 zł. brutto każde. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły : spełnia - nie spełnia
1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 u.p.z.p., sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 3)aktualny odpis z właściwego rejestru lub centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 4) kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie projektów wykonawczych, opisu przedmiotu zamówienia , przedmiaru robót, 5) stosowne Pełnomocnictwo(a) - zgodnie z punktem 14.1.4) SIWZ, 6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z 10.1 SIWZ, 7)W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt. 5) u.p.z.p. do oferty należy dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub oświadczenie wykonawcy, że nie należy do grupy kapitałowej, sporządzone według załącznika nr 7 do SIWZ. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły : spełnia - nie spełnia.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian : 1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę), c) konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji, d) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności wymienionych w literach a-d, termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 2) wysokości ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 3) formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy - zgodnie z art.149 ust.1 u.p.z.p. 4) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy, 5) rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenia terminu udzielonej gwarancji, Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.06.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, pokój nr 4.
Przekroje konstrykcyjne
Wyjaśnienia II do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do wyjaśnień nr II
Załącznik nr 2 do wyjaśnień nr II
Wyjaśnienia III do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2014-06-10 13:56:59.
Data wprowadzenia: 2014-06-10 13:56:59

References: art. 7
 art. 46
 art. 6
 art. 46
 art. 22
 art. 24
 art.149