Source: http://docplayer.it/33094095-Deliberazione-n-926-del.html
Timestamp: 2018-03-24 01:11:31+00:00

Document:
DELIBERAZIONE n 926 del - PDF
Download "DELIBERAZIONE n 926 del"
1 DELIBERAZIONE n 926 del OGGETTO: Programma straordinario di edilizia Sanitaria ex art. 20 L. 67/88 Prosecuzione interventi 2 a fase. Restauro e recupero funzionale per servizi territoriali del Vecchio Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro. Approvazione della perizia di variante n. 2, ai sensi dell art.132, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. Il DIRETTORE GENERALE Dr. Antonio Maria Soru PREMESSO che tra gli interventi finanziari di Edilizia Sanitaria relativi all accordo di programma tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il Ministero della Sanità di intesa con quello del Tesoro, finanziato ai sensi dell Art. 20 della legge 67/88 2a fase, alla scheda 56, rientrano i lavori finalizzati al restauro e recupero funzionale del Vecchio Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro per il quale è destinato l importo di ,58 che per la realizzazione di detto intervento con deliberazione del 04 marzo 2003, n 490, è stato approvato il progetto preliminare redatto dalle strutture tecniche Aziendali; che con deliberazione del Direttore Generale del 02 maggio 2005, n 703, si è provveduto ad approvare il progetto definitivo redatto dal nucleo tecnico di codesta Azienda Sanitaria previo conseguimento delle approvazioni propedeutiche e più specificatamente: Soprintendenza per i Beni Architettonici per le Province di Sassari e Nuoro - giusta disposizione 06 settembre 2004 prot. n 14642; Dipartimento dei Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Nuoro giusta disposizione del 08 ottobre 2004 prot. n 12261; Comune di Nuoro Settore Urbanistica giusta disposizione del 21 marzo 2005 prot. n PRESO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale del 06 dicembre 2005, n 2359, ai sensi dell art. n 19, comma 1, lett. B) della L. 109/94 e ss.mm. e ii, è stata disposta l indizione del pubblico incanto mediante procedura di appalto integrato, da esperirsi ai sensi dell art. 21 della L. 109 /94 con il criterio del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all importo complessivo dei lavori a base di gara; DATO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale del 20 luglio 2006, n 1307, sono state approvate le determinazioni assunte dalla Commissione di gara che ha dichiarato aggiudicataria del pubblico incanto l a.t.i. GPL Costruzioni Generali s.r.l. a.t.p. Studio Gaggiotti Gambacorta e più con sede legale ad Ancona in via Fioretti 14, la quale ha proposto un ribasso del 14,315% sull importo a base d asta di ,07 al netto dell I.V.A. e degli oneri per la sicurezza, aggiudicandosi i lavori di che trattasi per l importo di ,85 al netto delle spese relative alla progettazione esecutiva e alla sicurezza; ristrutturazione del vecchio P.O. San Francesco, approvazione perizia di variante n. 2 pag. 1 di 6
2 RICHIAMATO il contratto stipulato con la medesima ditta in data 03/11/2006 Rep. n. 909 registrato fiscalmente a Nuoro il 07/11/2000 al n 2738 serie 3a, per un importo contrattuale di ,67, di cui ,85 per lavori, ,29 per la progettazione esecutiva e ,53 relativi agli oneri per la sicurezza; PRESO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale del 08 luglio 2008 n 1010 si è disposto di: approvare il progetto che l a.t.i. GPL Costruzioni Generali s.r.l. a.t.p. Studio Gaggiotti Gambacorta e più con sede legale ad Ancona in via Fioretti 14, in esecuzione degli oneri di propria competenza, ha redatto e consegnato a codesta Azienda Sanitaria; dare esecuzione allo stralcio funzionale del progetto di restauro e recupero funzionale per Servizi territoriali del vecchio Ospedale San Francesco di Nuoro, contenuto all interno delle somme disponibili, in modo da dare luogo alla realizzazione dell intervento senza pregiudicare la funzionalità della struttura, in attesa del reperimento delle somme integrative finalizzate al completamento delle opere previste dal progetto generale; approvare il seguente quadro economico: IMPORTO TOTALE A LAVORI A1 importo netto ,01 A2 oneri per la sicurezza ,53 A3 progettazione esecutiva cassa previdenziale compresa ,08 A1+A2+A3 TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE , ,62 B SOMME A DISPOSIZIONE B1 lavori in economia esclusi dall appalto ,12 spese tecniche progettazione B2 definitiva cassa previdenziale ,08 compresa B3 spese per collaudi ,33 B4= 10%(A1+A2 IVA 10% sull'importo contrattuale ,05 ) B5= 10%B1 IVA 10% lavori in economia esclusi dall'appalto ,31 B6= 20%B2 IVA 20% su spese tecniche progettazione definitiva ,22 B7= 20%A3 IVA 20% su spese tecniche progettazione esecutiva ,82 B8 spese per pubblicità ,28 B9 oneri art. 18 legge quadro ,76 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE , ,96 TOTALE FINANZIAMENTO ,58 che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 411 del 11 marzo 2010 è stato conferito l incarico di Direttore dei Lavori all Ing. Barbara Boi in sostituzione dell Ing. Carlo Giusti; ristrutturazione del vecchio P.O. San Francesco, approvazione perizia di variante n. 2 pag. 2 di 6
3 PRESO ATTO che con deliberazione del Commissario Straordinario 30 luglio 2010 n è stata approvata la perizia di variante n. 1 predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Barbara Boi; PREMESSO che il Direttore dei Lavori, Ing. Barbara Boi, con nota prot del , ha inoltrato richiesta di autorizzazione per la redazione di una perizia di variante n. 2, ai sensi dell art.132, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. al Responsabile Unico del Procedimento Geom. Cosimo Soddu; che le varianti in oggetto riguardano: DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - demolizione di alcuni tramezzi, dei vespai al piano terra e recupero dei solai in acciaio; MURATURE - TRAMEZZI SOLAI - chiusure delle nicchie esistenti con mattoni pieni con interventi di cuci-scuci; INTONACI - RASATURE - TINTEGGIATURE (interni) - In alcune zone, a seguito della rimozione dell intonaco esistente, è emersa la necessità di regolarizzare il fondo (pareti in pietra) prima della posa del nuovo intonaco (lavorazione non prevista in progetto). Altresì, durante le sabbiature, si è accertata una insufficiente resistenza dell intonaco esistente che si è quindi completamente distaccato dal supporto murario, ammaloramento imprevedibile in fase di progettazione, e, probabilmente, causato da vecchie e perduranti infiltrazioni che lo hanno irrimediabilmente danneggiato. Sono, inoltre, emersi rivestimenti in cartongesso di difficoltosa e di onerosa rimozione; PAVIMENTAZIONI - RIVESTIMENTI - BATTISCOPA (interni) - pavimenti nuovi dovuto relativamente al corpo A ed i locali dell ex Sala Operatoria corpo B; CONTROSOFFITTI E COMPLEMENTI - Sono stati inseriti i controsoffitti REI 60, 90 e 120 indicati nel progetto esecutivo e nelle relative tavole dei VV.FF. Aumento delle quantità nuovi tramezzi dovuto alla demolizione dei tramezzi esistenti in fase di recupero solaio in acciaio e vespai pianto terra; CORNICI (RESTAURO - REVISIONE - RIFACIMENTO) - Ripristino del cls ammalorato di difficile quantificazione in fase di progetto; PAVIMENTAZIONI ESTERNE - Inserimento delle quantità necessarie per completare i terrazzi al fianco della cappella e del corpo A; che con deliberazione del Direttore Generale del n. 830 del 26/07/2011 è stato autorizzato il Direttore dei Lavori, Ing. Barbara Boi, a redigere una variante in corso d opera ai sensi dell art. 132, comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii; PRESO ATTO che la variante in corso d opera redatta a cura del D.L. Ing. Barbara Boi, si compone dei seguenti elaborati di progetto; Relazione descrittiva e quadro economico; Schema Atto di sottomissione; Verbale dei nuovi prezzi; Computo metrico estimativo; Quadro di raffronto; RILEVATO che a seguito della variante in argomento il quadro economico del progetto approvato con deliberazione del Direttore Generale 8 luglio 2008 n non subisce nessuna variazione; ACCERTATO che a titolo di formale accettazione la ditta aggiudicataria del contratto principale ha sottoscritto gli elaborati relativi ai lavori di variante in corso d opera impegnandosi di fatto all esecuzione dei nuovi lavori previsti agli stessi patti e condizioni del contratto d appalto originario; ristrutturazione del vecchio P.O. San Francesco, approvazione perizia di variante n. 2 pag. 3 di 6
4 PRESO ATTO che gli elaborati relativi ai lavori di variante in corso d opera sono stati sottoscritti dall Arch. Eliana Uras, collaboratore architettonico nominato con deliberazione del Commissario Straordinario 29 aprile 2010, n. 744; CONSIDERATO che i lavori previsti in variante sono realizzati nell esclusivo interesse dell Azienda Sanitaria con la finalità di miglioramento dell opera e della sua funzionalità e sono motivati da significativi miglioramenti senza alterare l impostazione progettuale, secondo il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 162 art. 132 comma1 lettera c); RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale 25 luglio 2007 n con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, il Geom. Cosimo Soddu; ACQUISITO il parere del Responsabile Unico del Procedimento, Cosimo Soddu; DATO ATTO che i nuovi lavori non comportano un incremento dell importo contrattuale; PRESO ATTO che il progetto di variante, risulta adeguatamente sviluppato in quanto definisce debitamente le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, le specifiche prestazioni da fornire e la fattibilità amministrativa, tecnica ed economica quest ultima derivante dal computo metrico, predisposto a cura del Direttore dei Lavori; RITENUTO per quanto sopra esposto, opportuno approvare gli interventi in oggetto; RICONOSCIUTA la propria competenza all approvazione degli elaborati di che trattasi ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 all art. 132, comma 1 lettera c); VISTI l art. 12, comma 8 della Legge Regionale n. 3/2009; la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del ; la Legge Regionale n. 10/2006; il D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.; per quanto espresso in premessa: VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura attestante la legittimità e regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera n. 941/2010; VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo, reso ai sensi dell art. 7 secondo paragrafo dell atto aziendale DELIBERA 1. DI APPROVARE la variante in corso d opera per i lavori Lavori di Restauro e recupero funzionale per i servizi territoriali del Vecchi Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro redatta ai sensi dell art. 132, comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., a cura del D.L. Ing. Barbara Boi e composta dai seguenti elaborati di progetto: Relazione descrittiva e quadro economico; Schema Atto di sottomissione; Verbale dei nuovi prezzi; Computo metrico estimativo; Quadro di raffronto; 2. DI DARE ATTO che a seguito della Variante in argomento il Quadro Economico del progetto approvato con deliberazione del Direttore Generale 8 luglio 2008 n non subisce nessuna variazione; ristrutturazione del vecchio P.O. San Francesco, approvazione perizia di variante n. 2 pag. 4 di 6
5 3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Affari Generali, il Servizio Tecnico Logistico ed il Servizio Bilancio ognuno per gli adempimenti di propria competenza. IL DIRETTORE GENERALE f.to Dr. Antonio Maria Soru IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana Il Responsabile del Procedimento.fto Geom. Cosimo Soddu Il Direttore del Servizio Proponente f.to Dott. Francesco Bomboi Estensore della delibera f.to Rag. M.Carmela Pinna ristrutturazione del vecchio P.O. San Francesco, approvazione perizia di variante n. 2 pag. 5 di 6
6 Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI f.to Dott. Francesco Pittalis Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2 comma L.R. 10/2006). Esecutiva in data in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1 comma L.R. 10/2006). Annullata in sede di controllo regionale con decisione n del (art. 29, 1 comma L.R. 10/2006). Prot. n Nuoro, li IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI f.to Dott. Francesco Pittalis DESTINATARI Collegio Sindacale Resp. Servizio AA.GG. Resp. Servizio Bilancio Resp. I C C R Ruolo R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato ristrutturazione del vecchio P.O. San Francesco, approvazione perizia di variante n. 2 pag. 6 di 6

References: art. 20
 art.132
 Art. 20
 art. 21
 art. 18
 art.132
 art. 132
 art. 132
 art. 132
 art. 12
 art. 7
 art. 132