Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-41055-de-noviembre-3-de-2016?documento=legcol&contexto=legcol_087e5e2eda9e49fb8a03340b91be7b8f&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-17 05:41:16+00:00

Document:
﻿ RESOLUCIÓN 41055 DE NOVIEMBRE 3 DE 2016
RESOLUCIÓN 41055 DE 03 DE NOVIEMBRE DE 2016
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA (MINMINAS)
CONTENIDO:MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. MODIFICA EL PLAN DE EXPANSIÓN DE REFERENCIA, GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN 2013-2027, ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 90772 DE 2013.
TEMAS ESPECÍFICOS:INTERVINIENTES EN EL DERECHO MINERO, ENERGÍA ELÉCTRICA, PLANEACIÓN Y DESARROLLO, MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, HACIENDA PÚBLICA, UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA, EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DIARIO OFICIAL N°:50046 DE NOVIEMBRE 3 DE 2016
RESOLUCIÓN 41055 DE 2016
(Noviembre 3)
“Por la cual se modifica la Resolución 90772 de 2013, subrogada por la Resolución 91159 de 2013, mediante la cual se adoptó el Plan de Expansión de Referencia, Generación y Transmisión 2013-2027”.
El Ministro de Minas y Energía (e),
en uso de las facultades legales y en especial la establecida en el numeral 8º del artículo 5º del Decreto 381 de 2012, y
Que el Ministerio de Minas y Energía mediante la Resolución 90772 del 17 de septiembre de 2013, subrogada por la Resolución 91159 del 27 de diciembre de 2013, adoptó el “Plan de Expansión de Referencia Generación - Transmisión 2013-2027” elaborado por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).
Que el artículo 1º de la Resolución 90772 de 2013, subrogada por la Resolución 91159 del 27 de diciembre de 2013, señala: “Adoptar el Plan de Expansión de la Transmisión 2013-2027 elaborado por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), anexo a la presente resolución, cuyas obras de transmisión que deben ser ejecutadas a través del mecanismo de convocatoria pública, son las siguientes (…)”.
Que sobre el particular, el numeral 1º del artículo 1º de la mencionada resolución estipula:
“I. Convocatoria Pública (...)
Segundo refuerzo de red en el área oriental:
Línea Virginia-Nueva Esperanza 500 kV, de 190 km de longitud, aproximadamente.
Fecha de entrada en operación: septiembre de 2020”.
Que en desarrollo de las funciones delegadas, según las resoluciones 181315 de 2002 y 180925 de 2003, la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) el 11 de mayo de 2016 dio inicio a la convocatoria pública UPME 07 - 2016 para la “Selección de un inversionista y un interventor para el diseño, adquisición de los suministros, construcción, operación y mantenimiento del segundo refuerzo de red del área oriental: Línea de transmisión Nueva Esperanza - La Virginia 500 kV”.
Que según lo manifestado por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), en oficio radicado en este Ministerio número 2016070145 del 18 de octubre de 2016, durante el proceso de selección del inversionista, uno de los interesados solicitó ampliar el plazo de ejecución “dadas las actividades, hitos y la posibilidad de audiencias públicas en el proceso de licenciamiento: sin embargo no soportó tal justificación”: Posterior y extemporáneamente, “se realizaron nuevas observaciones que precisan razones por las cuales el plazo de ejecución se debe aumentar, sugiriendo 14 meses adicionales”.
Que sobre el particular, el CAPT aprobó en pleno, “el cambio de la fecha de puesta en operación del proyecto Virginia - Nueva Esperanza 500 kV, de septiembre de 2020 a noviembre de 2021 (14 meses)” mediante el Acta 149 del 12 de octubre de 2016.
Que el CAPT mediante oficio radicado en la UPME con el número 20161110053462 del 14 de octubre de 2016, “formaliza su concepto favorable sobre la modificación de la fecha de puesta en operación de la línea La Virginia - Nueva Esperanza 500 kV, de septiembre 2020 a noviembre 2021, definida en el Plan de Expansión 2013-2027”, en el entendido que se modifica la fecha de puesta en operación indicada en el Plan de Expansión 2013-2027.
Que la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), mediante comunicación radicada en este Ministerio número 2016070145 del 18 de octubre de 2016, solicitó “modificar la fecha de puesta en operación del proyecto línea de transmisión a 500 kV La Virginia línea Nueva Esperanza para el 30 de noviembre de 2021”.
Que en cumplimiento de lo ordenado en el numeral 8º del artículo 8º de la Ley 1437 de 2011, “Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, el Ministerio de Minas y Energía publicó en su página web, del 27 al 28 de octubre de 2016, el proyecto de resolución “por la cual se modifica la Resolución 90772 de 2013, subrogada por la Resolución 91159 de 2013, mediante la cual se adoptó el Plan de Expansión de Referencia Transmisión 2013-2027”, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas del público en general, frente a la cual no se recibieron comentarios.
ART. 1º—Modificar en el numeral I del artículo 1º del Plan de Expansión de Referencia, Generación - Transmisión, adoptado mediante la Resolución 90772 de 2013, subrogada por la Resolución 91159 de 2013, la fecha de entrada en operación del proyecto “Línea de transmisión Nueva Esperanza - La Virginia 500 kV”, el cual quedará así:
“Segundo refuerzo de red en el área oriental:
Fecha de entrada en operación: 30 de noviembre de 2021”.
ART. 2º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D.C., a 3 de noviembre de 2016.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 5
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 resolución 
 artículo 8
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 Resolución 
 Resolución 
 resolución