Source: https://www.scribd.com/document/130774537/2-de-mayo-de-2010
Timestamp: 2017-12-15 22:50:07+00:00

Document:
tiene como propósito verificar la corrección de las prestaciones a cargo de la Entidad y del contratista. el costo total de la obra y el saldo económico que puede ser a favor o en contra del contratista o de la Entidad El acto de liquidación. las relaciones jurídicas creadas por el contrato se extinguen. .1. el quantum final de las prestaciones dinerarias a que haya lugar a cargo de las partes del contrato. si ésta se presenta por parte del contratista. bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato. Es por ello que el procedimiento de liquidación de obra debe garantizar que cada una de las prestaciones haya sido debidamente verificada por cada una de las partes. cual es satisfacer los intereses de cada una de las partes. según los plazos del primer párrafo del Artículo 211º. principalmente. tampoco la elaboró en el plazo que tuvo para hacerlo. Transcurrida la etapa de liquidación.1 ANÁLISIS La liquidación final del contrato de obra consiste en un proceso de cálculo técnico. del D. que establecerá. 2. Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. después de vencido el plazo que tuvo para elaborarla y presentarla. Esto último sucede porque el contrato ha alcanzado su finalidad. constituyendo un ajuste formal y final de cuentas. de manera que los sujetos contractuales tengan la oportunidad de expresar en forma inequívoca su satisfacción o insatisfacción con la ejecución del contrato. además. Nº 184-2009-EF. ¿Cuál es el procedimiento correcto a seguir para aprobar una liquidación de una obra. actualizaciones y gastos generales.S. que tiene por finalidad determinar. considerando que la Entidad contratante. 2. teniendo en consideración intereses. 1 CONSULTA Se consulta lo siguiente: 1.
luego de lo cual se señala un plazo para que el contratista replique. En este supuesto. De este modo. El citado artículo también prevé que. tampoco podría determinarse. con la finalidad de dar por concluida la etapa de ejecución contractual y la consecuente extinción de las obligaciones para ambas partes. siendo los gastos de cargo del contratista. no regula qué sucedería si ninguna de las partes presenta la liquidación final dentro de los plazos mencionados en el artículo 211º del Reglamento. en otras palabras. por ejemplo. resulta indiscutible reafirmar que un contrato del Estado no puede mantenerse vigente por tiempo indefinido. Así. aún cuando alguna de las partes hubiera presentado de forma extemporánea la liquidación de obra —lo cual quiere decir. es decir. que la hubiera presentado transcurridos . como podría suceder si no se estableciera el momento en el cual debe darse por finalizado el contrato. también puede notarse que el artículo en mención no regula lo concerniente a la presentación extemporánea de la liquidación del contrato. consecuentemente. y genere los menores costos posibles. del citado artículo interesa destacar que éste regula un procedimiento especial cuyo objetivo está dirigido a obtener el consentimiento de la liquidación final del contrato de obra. En ese sentido. el cumplimiento de dicho objetivo se encuentra subordinado a que alguna de las partes active el procedimiento. Nótese que este último aspecto es relevante puesto que. lo cual acarrea consecuencias económicas gravosas para la Entidad y el contratista —en la medida que encarece los costos de la contratación —. este Consejo Superior considera necesario establecer que. la ausencia de límites para las obligaciones de las partes. Sin embargo.2 El artículo 211º del Reglamento regula el procedimiento de liquidación de obra. presente la liquidación del contrato en los plazos que otorga el Reglamento. origina incertidumbre e inseguridad. Dado que la falta de presentación por alguna de las partes de la liquidación final del contrato dentro de los plazos señalados en el artículo 211º del Reglamento y. el citado artículo establece que inicialmente compete al contratista presentar la liquidación de obra dentro del plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecución de obra —el que resulte mayor—. A partir de dicho momento se establece un plazo para que la Entidad se pronuncie sobre la liquidación o presente una liquidación nueva. por lo que ellas se encontrarían obligadas indefinidamente. contado desde el día siguiente de la recepción de obra. en caso el contratista no presente la liquidación —en el plazo establecido—. debe optarse por aquella solución que. Por ello. a la luz del principio de economía. estableciendo una serie de plazos para que el contratista o la Entidad comuniquen o se pronuncien sobre la liquidación final o sus observaciones —de ser éste el caso— a la otra parte del contrato. Ahora bien.2. a efectos de llenar el vacío legal. cuando ninguna de las partes presentó oportunamente la liquidación final de obra. ya que dicha vigencia se encuentra supeditada al consentimiento de la liquidación final del contrato. resulte más simple y lógica para las partes. al no haber procedimiento de liquidación. en idéntico plazo. Según puede observarse. el tiempo de vigencia de la garantía de fiel cumplimiento de contrato. compete a la Entidad su elaboración y presentación. no podría determinarse hasta cuándo se debe entender vigente la relación contractual trabada entre las partes. el contratista puede pronunciarse sobre la liquidación dentro de los quince (15) días siguientes de haber sido notificado.
los plazos iniciales que tenía el contratista y la Entidad para hacerlo —. el contratista deberá pronunciarse dentro del plazo establecido. se activará el procedimiento establecido en el artículo 164º del Reglamento. De igual forma. pues de no hacerlo se tendrá por aprobada con las observaciones formuladas. . Cabe reiterar que la presentación extemporánea de la liquidación por el contratista sólo podrá activar el procedimiento establecido en el artículo 164º del Reglamento. si dicha presentación se realiza transcurrido el plazo inicial que tenía la Entidad para hacerlo —segundo párrafo del artículo 164º —. serán de aplicación los plazos y el procedimiento establecido en el artículo 164º del Reglamento. no presentar la liquidación final de obra acarrea responsabilidad para los funcionarios encargados de su elaboración y emisión. la Entidad la presentara. incluido lo señalado en su tercer párrafo. dentro de los siete (7) días siguientes de notificado el no acogimiento. cualquiera de las partes podrá someter la controversia a conciliación y/o arbitraje. el contratista deberá pronunciarse dentro del plazo de quince (15) días de recibida. la Entidad deberá pronunciarse dentro del plazo de quince (15) días. Cabe precisar que. transcurridos los plazos para presentar la liquidación establecidos en el primer y segundo párrafo del artículo 164º del Reglamento. elaborando otra.3 En este escenario. ya sea que la liquidación del contrato de obra sea presentada de forma extemporánea por el contratista o por la Entidad. se garantiza el término del vínculo contractual y la limitación a las obligaciones de las partes. en el caso de la Entidad. en la forma establecida en los artículos 185º y 186º del Reglamento. ya sea observando la liquidación o. en la forma establecida en los artículos 185º y 186º del Reglamento. y notificarla al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. cuando la Entidad observe la liquidación. De igual forma. cualquiera de las partes podrá someter la controversia a conciliación y/o arbitraje. 2. cuando el contratista observe la liquidación. En ese sentido: a) Si. dado que lo contrario implicaría que la liquidación se entienda por no presentada. si bien es cierto que ello dependerá exclusivamente de que alguna de las partes presente la liquidación del contrato. la Entidad no la observe dentro del plazo establecido. dentro de los siete (7) días siguientes de notificado el no acogimiento. el contratista no la observe dentro del plazo establecido. Si el contratista no acoge las observaciones formuladas. a partir de ese momento. pues de no hacerlo se tendrá por aprobada con las observaciones formuladas. b) Si transcurridos los plazos para presentar la liquidación establecidos en el primer y segundo párrafo del artículo 164º del Reglamento. Si la Entidad no acoge las observaciones formuladas. practicada por el contratista. el contratista la presentara. La liquidación quedará consentida cuando. practicada por la Entidad. de considerarlo pertinente. la Entidad deberá pronunciarse dentro del plazo de treinta (30) días de recibida. De esta forma. puesto que la Entidad aún tendría vigente y expedito su derecho para presentarla. La liquidación quedará consentida cuando.
En ese sentido. entre otros conceptos. es decir. por ejemplo. se deriva que en tanto el arbitraje sólo puede solicitarse hasta antes del consentimiento de la liquidación final del contrato. por ejemplo. sobre los aspectos económicos consignados por el contratista en el documento de liquidación. cabe reconocer que si se somete a arbitraje un conflicto o solicitud habiendo quedado consentida la liquidación. mas no en aspectos formales del documento. podría observarse que en el documento no se hayan considerado . En lo que respecta al consentimiento de la liquidación del contrato ésta se verifica cuando presentada la liquidación por alguna de las partes no es observada por la otra dentro de los plazos previstos en el artículo 164º del Reglamento o. de forma inicial.4 De otro lado. la otra parte no se pronuncia sobre las mismas dentro de los plazos establecidos. atendiendo a las eventualidades económicas presentadas en la ejecución del contrato. los reajustes. responde a la particular configuración o a los eventos específicos que se producen en una relación contractual en particular. En este contexto. ya que la norma legal no establece un contenido mínimo o forma que debe observarse en el documento de liquidación del contrato presentado por el contratista. mayores gastos generales. en buena cuenta. las observaciones que puede plantear una Entidad a la liquidación del contrato de obra básicamente deben versar sobre su inconformidad con el contenido de dicha liquidación. En ese sentido. los impuestos que afecten la prestación. el arbitraje es de aplicación obligatoria en la solución de las controversias surgidas después de la suscripción o perfeccionamiento del contrato hasta el consentimiento de su liquidación.3 de la presente Opinión. el artículo 164º del Reglamento no regula lo concerniente al alcance de las operaciones involucradas en su formulación y de su contenido. De lo expuesto. ya que dicha información. siendo que si se declara incompetente deberá fundamentar las razones de su decisión. Cabe precisar que igual criterio debe ser de aplicación cuando el consentimiento de la liquidación se derive de su presentación extemporánea por alguna de las partes. una vez producida ésta. cuando existiendo observaciones. los adelantos otorgados y sus amortizaciones. deberá pronunciarse sobre su competencia. Así. una de las cuales podría ser que ha perdido competencia por haber quedado consentida la liquidación final. Así. en los términos establecidos en el numeral 3.2. en la liquidación del contrato de obra deberán considerarse todas las valorizaciones mensuales. saldos.5 En relación con el contenido de la liquidación del contrato. las controversias que surjan —como podría ser cuando una de las partes reclama el pago del saldo resultante de la liquidación— sólo podrán hacerse valer en la vía judicial. penalidades. de acuerdo con lo establecido en el artículo 186º del Reglamento. 2. Sin perjuicio de lo señalado. el árbitro. el segundo párrafo del artículo 186º del Reglamento señala que el arbitraje obligatorio se deberá solicitar como máximohasta el vencimiento de los plazos previstos en el artículo 164º para que quede consentida la liquidación del contrato. los saldos a favor o en contra de alguna de las partes del contrato y las operaciones que permitirán llegar a dichos resultados. éste se encontrará en la libertad de establecer la forma que empleará para elaborar dicho documento. con la única limitación que dicho documento deberá permitir determinar con precisión tanto el costo total de la obra.
las observaciones presentadas de forma extemporánea no generarán obligación de respuesta del contratista. y deberá mantenerse vigente hasta la aprobación de la liquidación final del contrato. La garantía deberá ser emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros. materializándose mediante la entrega a la Entidad de una carta fianza o póliza de caución.7 Finalmente.6 Cabe precisar que el consentimiento de la liquidación final del contrato genera certeza respecto de todo su contenido. de la exposición que precede ha quedado claro que la relación jurídica creada en virtud de la celebración de un contrato bajo el ámbito de aplicación de la Ley y su Reglamento. aún cuando éstas versaran sobre aspectos de forma. No obstante. no pudiendo entenderse consentida la liquidación. en atención a lo señalado en la Ley y el Reglamento. es decir. aun cuando contenga montos mayores a los que corresponden o considere valorizaciones que realmente no han sido pagadas. o que se pretendan aún cobrar conceptos ya pagados. la garantía de fiel cumplimiento de contrato. dado que habría operado el consentimiento de la liquidación. dicha garantía deberá reunir los requisitos de incondicionalidad. irrevocabilidad y de realización automática al solo requerimiento de la Entidad. entre otros supuestos. Así. De igual forma. En todo caso. cabe precisar que si la Entidad formulara observaciones a la liquidación presentada por el contratista. la liquidación presentada dentro de los plazos estipulados en el Reglamento. si del documento fluyera que determinada valorización ha sido cancelada. extiende su vigencia hasta la aprobación final de la liquidación y. En ese sentido. o que se hayan valorizado metrados no contratados o ejecutados. emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato. en el plazo estipulado en el Reglamento. que no es observada en su oportunidad. Además. una vez consentida la liquidación asiste a las partes dirimir cualquier controversia en la vía judicial. quedará consentida para todos los efectos de la Ley. el consentimiento de la liquidación valida las afirmaciones que se hicieran en el documento. 2. . En consecuencia. ésta se entenderá pagada. en caso el contratista no observe dicho aspecto en los plazos estipulados. solidaridad. la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por el contratista. o que se pretendan cobrar gastos generales por ampliaciones no aprobadas. entre otros documentos. por tanto la garantía de fiel cumplimiento debe mantenerse vigente hasta dicho momento. corresponderá que este último realice los descargos correspondientes. Ahora bien. el postor ganador de la buena pro en un proceso de selección debe presentar a la Entidad. causa certeza respecto de la existencia de saldos a favor o en contra del contratista o de la Entidad y de las acreencias que posteriormente cualquiera de las partes podría hacer valer en la vía judicial ante su falta de pago.las penalidades por mora deducidas por la Entidad. Por el contrario. previamente a la suscripción del contrato. 2. en concordancia con lo establecido en los artículos 121° y 122° del Reglamento.
CONCLUSIONES De acuerdo con el análisis precedente y respondiendo a las consultas formuladas. en el supuesto que ni el contratista ni la Entidad la hubiesen presentado oportunamente — en los plazos previstos en el artículo 164º del Reglamento—. Sin perjuicio de lo señalado. o en la vía judicial si no hubieran sido resarcidos después de operado el consentimiento. Ahora bien. En ese orden de ideas.1 En tanto que la liquidación del contrato constituye un requisito indispensable para la culminación de la etapa de ejecución contractual. puesto que ello sólo sucede con el consentimiento de la liquidación final. La oposición del contratista de renovar su garantía de fiel cumplimiento. los costos financieros que haya generado mantener la garantía de fiel cumplimiento de contrato pueden ser reclamados por el contratista. no exime al contratista de mantener garantizada a la Entidad. dado que el contrato no habría culminado. vale decir. el contratista se encuentra obligado a mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento hasta que quede consentida la liquidación. la Entidad se vería constreñida a requerir al contratista la presentación de nueva garantía bajo apercibimiento de resolver el contrato por incumplimiento de obligaciones. cualquiera de ellas podrá presentarla. deberá entenderse que. según el procedimiento establecido en el artículo 144º del Reglamento. no obliga a la Entidad a la devolución de la garantía.En ese sentido. aún cuando sea de forma extemporánea. la Entidad debe solicitar y el contratista debe mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento del contrato hasta que quede consentida la liquidación final. el hecho que las partes consideren que no existe obligación pendiente del contratista por cumplir o saldo por cancelar. se aplicarán los plazos y el procedimiento previsto en el artículo 164º del Reglamento. daría lugar a que la Entidad la ejecute. que la Entidad no requiera oportunamente al contratista la renovación y/o no efectivice la ejecución de la garantía —por falta de renovación— dentro del plazo señalado[2]. Consecuentemente. El fundamento mencionado también es de aplicación cuando el saldo reclamado por la Entidad es menor al que garantiza el contratista mediante la garantía de fiel cumplimiento. 3. se concluye lo siguiente: 3. dentro de un arbitraje trabado con anterioridad al consentimiento de la liquidación. de conformidad con lo establecido en el artículo 124º del Reglamento. no puede desconocerse que la relación jurídica creada por el contrato no se habría agotado. Dicho de otro modo. momento a partir del cual. De otro modo. En tal sentido: . en el supuesto que se genere una controversia entre las partes —arbitraje— y aún cuando exista un consenso entre ellas que el saldo a favor del contratista no será afectado por la resolución definitiva del conflicto. el contratista debe entregar nueva garantía por idéntico monto y con vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.
elaborando otra. 3. en la forma establecida en los artículos 185º y 186º del Reglamento. cualquiera de las partes podrá someter la controversia a conciliación y/o arbitraje. La liquidación quedará consentida cuando. corresponde a la Entidad su elaboración en idéntico plazo. Ello también sería aplicable si la Entidad hubiese presentado la liquidación . Si la Entidad no acoge las observaciones formuladas. ya sea observando la liquidación o. practicada por la Entidad. dentro de los siete (7) días siguientes de notificado el no acogimiento.a) Si. 3. el contratista deberá pronunciarse dentro del plazo de quince (15) días de recibida. la Entidad deberá pronunciarse. el contratista no la observe dentro del plazo establecido. transcurridos los plazos para presentar la liquidación establecidos en el primer y segundo párrafo del artículo 164º del Reglamento. De no mediar pronunciamiento. Si el contratista no acoge las observaciones formuladas. cuando el contratista observe la liquidación. quien deberá notificarla para que el contratista se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. pues de no hacerlo se tendrá por aprobada con las observaciones formuladas. De igual forma. en la forma establecida en los artículos 185º y 186º del Reglamento. la liquidación de la Entidad quedará consentida. La liquidación quedará consentida cuando. cuando la Entidad observe la liquidación.3 De acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 164º del Reglamento. si el contratista no presenta la liquidación dentro del plazo previsto en el primer párrafo del citado artículo. dentro de los siete (7) días siguientes de notificado el no acogimiento. el contratista lo hiciera. dentro del plazo de treinta (30) días de recibida. la liquidación quedará consentida si no es observada por la otra parte dentro del plazo de treinta (30) días —cuando quien tiene que pronunciarse es la Entidad — o quince (15) días — cuando quien tiene que pronunciarse es el contratista (tercer párrafo del artículo 164º del Reglamento). y notificarla a el contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. De igual forma. pues de no hacerlo se tendrá por aprobada con las observaciones formuladas. el contratista deberá pronunciarse dentro del plazo establecido. la Entidad no la observe dentro del plazo establecido. la Entidad lo hiciera. de considerarlo pertinente. la Entidad deberá pronunciarse dentro del plazo de quince (15) días. cualquiera de las partes podrá someter la controversia a conciliación y/o arbitraje. practicada por el contratista.2 En el supuesto que el contratista o la Entidad hubiesen presentado la liquidación del contrato fuera de los plazos previstos en el artículo 164º del Reglamento. b) Si transcurridos los plazos para presentar la liquidación establecidos en el primer y segundo párrafo del artículo 164º del Reglamento.
en los términos establecidos en la conclusión 4. si lo considera pertinente.5 De acuerdo con lo establecido en el artículo 186º del Reglamento. si dicha liquidación es presentada también excediendo el plazo que tendría la Entidad para hacerlo. el arbitraje será de aplicación obligatoria en la solución de controversias surgidas después de la suscripción o perfeccionamiento del contrato hasta el consentimiento de su liquidación. Las observaciones que pueda plantear una Entidad a la liquidación básicamente deben versar sobre su inconformidad con el contenido de dicha liquidación. . deben generar respuesta del contratista. los saldos a favor o en contra de alguna de las partes del contrato y las operaciones que permitirán llegar a dichos resultados. No obstante.1 de la presente Opinión. como máximo. en el segundo caso. es decir. las observaciones presentadas de forma extemporánea no generarán obligación de respuesta. 3. en idéntico plazo al que tenía el contratista para hacerlo. la Entidad deberá. atendiendo a las eventualidades económicas presentadas en la ejecución del contrato.1 de la presente Opinión. En ese sentido. el arbitraje se deberá solicitar. Por el contrario.1 de la presente Opinión. en ese sentido. corresponde a la Entidad elaborar la liquidación. será de aplicación el procedimiento establecido en el literal a) de la conclusión 4. Igual criterio será de aplicación cuando el consentimiento de la liquidación se derive de su presentación extemporánea por alguna de las partes.fuera del plazo que tenía para hacerlo —pero antes que la presente el contratista —.6 El artículo 164º del Reglamento no establece un contenido mínimo o forma que debe observar el documento de liquidación del contratista. si la Entidad formulara observaciones a la liquidación presentada por el contratista. observar la liquidación. sobre los aspectos económicos consignados por el contratista en el documento de liquidación. dado que si no lo hiciere la misma quedaría consentida. 3. no pudiendo entenderse consentida la liquidación. debe entenderse como no presentada.4 La liquidación presentada por el contratista fuera del plazo establecido en el primer párrafo del artículo 164º del Reglamento —pero dentro del plazo que tiene la Entidad para hacerlo (segundo párrafo del citado artículo)—. con la única limitación que dicho documento debe determinar con precisión tanto el costo total de la obra. aún cuando versaran sobre aspectos distintos a los mencionados. siendo que las controversias surgidas con posterioridad —como podría ser cuando una de las partes reclama el pago del saldo resultante de la liquidación — deberán hacerse valer en la vía judicial. mas no en aspectos formales del documento. éste se encuentra en la libertad de establecer la forma que empleará para elaborar dicho documento. En el primer caso. en el plazo estipulado en el Reglamento. No obstante. en estricto cumplimiento de lo establecido en la conclusión 4. hasta el vencimiento de los plazos previstos en el artículo 164º del Reglamento para que quede consentida la liquidación. 3.
Pág.9 Según lo establecido en el artículo 122º del Reglamento. Presupuestos. Valorizaciones y Liquidaciones de Obra. En caso hubiese transcurrido el plazo para que la Entidad haga efectiva la garantía. si el contratista no hubiese renovado oportunamente la garantía. 2º edición 2003. En todo caso. 3. o cuyo saldo será menor al monto que cubre la garantía. [1] Miguel Salinas Seminario.3. ésta podrá requerir al contratista que constituya nueva garantía bajo apercibimiento de resolver el contrato. En virtud de ello.8 Según lo establecido en el artículo 122º del Reglamento.7 La liquidación presentada dentro de los plazos estipulados en el Reglamento que no es observada en su oportunidad. según lo establecido en el artículo 124º del Reglamento. una vez consentida la liquidación asiste a las partes dirimir cualquier controversia en la vía judicial. aun cuando contenga montos mayores a los que corresponden o considere valorizaciones realmente no pagadas. Costos. la Entidad debe mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento hasta que quede consentida la liquidación final del contrato. la Entidad podrá ejecutarla. aún cuando hubiese un arbitraje pendiente entre las partes. sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar. . 3. Instituto de la Construcción y Gerencia (ICG). Ello aún cuando exista un proceso arbitral que indefectiblemente arrojará un saldo a favor del contratista. 44. según el procedimiento establecido en el artículo 144º del Reglamento. la garantía de fiel cumplimiento del contrato deberá mantenerse vigente hasta la aprobación —o consentimiento— de la liquidación final del contrato. quedará consentida para todos los efectos de la Ley.
Documents Similar To 2 de mayo de 2010
Bases_INTEGRADASAS_Obras_PERIFERIA_20160429_210619_171_1_20160509_123839_295
ADJUDICACION_SIMPLIFICADA_01____PERENE
Bases Integradas 20140924 175533 355.Docestructural
Bases Stodomingo 3er Piso[1]
Res 1132003 c Do Sip Tel
Apuntes de Acto Jurídico
000270_lp-4-2009-Emape-contrato u Orden de Compra o de Servicio
BOLETIN MERCANTIL Nº 7 (JULIO-OCTUBRE 2011) DEFINITIVO
Contrato 001-2016 Rivera

References: Artículo 211
 artículo 211
 artículo 211
 artículo 211
 artículo 164
 artículo 164
 artículo 164
 artículo 164
 artículo 164
 artículo 164
 artículo 164
 artículo 164
 artículo 186
 artículo 186
 artículo 164
 artículo 164
 artículo 144
 artículo 164
 artículo 124
 resolución 
 artículo 164
 artículo 164
 artículo 164
 artículo 164
 artículo 164
 artículo 186
 artículo 164
 artículo 164
 artículo 164
 artículo 122
 artículo 122
 artículo 124
 artículo 144