Source: http://huachoopinion.blogspot.com/2016_02_01_archive.html
Timestamp: 2018-03-22 15:57:13+00:00

Document:
CHUI FIGURETEANDO INAUGURA MALECÓN DE CHANCAY
A SABIENDAS QUE TODAVÍA NO HABÍA LIQUIDADO LA OBRA
* En Julio del 2015, Consejo Regional aprobó Comisión Investigadora, presidida por Luis Casas, pero hasta ahora no contaría con apoyo de Gobernador Regional.
* Obra fue adjudicada en la gestión de Javier Alvarado por S/ 7´695,913.43, en agosto del 2014 y el plazo de entrega de la obra fue de 210 (doscientos diez) días.
* Consorcio ganador de la obra, solicitó el 01 de abril del 2015 Ampliación de Plazo Nº 02, pero con Resolución Gerencial General Nº 038-2015-GRL/GGR, le denegó el pedido.
* Consorcio Chancay pidió se deje sin efecto la Resolución Gerencial y se amplíe el plazo por 71 días.
* Al final, el 04 de junio del 2015, Nelson Chui emite la Resolución Ejecutiva Regional Nº 403-2015-PRES, resolviendo aprobar la Prestación Adicional de Obra Nº 02 por S/ 119,028.95.
AHORA PIDEN S/ 173,096.40 POR LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA
El Consorcio Chancay, ejecutor de la obra del Malecón Chancay, está solicitando al gobernador regional Nelson Chui Mejía, que cumpla con pagar por concepto de LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA, LA SUMA DE S/173,096.40.
Según lo señalado por el consorcio, ellos han presentado oportunamente su liquidación de contrato de obra, siendo observada por Resolución Gerencial General Nº 006-2016-GRL/GGR de fecha 11 de enero del 2016.
Ante esta situación el consorcio Chancay, el pasado 04 de febrero del 2016, procedieron a observar la liquidación plateada por el GORELI, ya que existe un monto inferior al solicitado por el Consorcio Chancay.
Llama la atención que los funcionarios del Gobierno Regional Lima, no den respuesta alguna hasta la fecha, tal como lo hicieron el año pasado que incluso tuvieron que llegar hasta una solicitud de conciliación.
CON SU INEFABLE CANDIDATO, PROMOCIONÁNDOLO
EN OBRA SIN LIQUIDAR
TODO EMPEZÓ EN AGOSTO DEL 2014 EN LA GESTIÓN DE JAVIER ALVARADO GONZALES DEL VALLE
El 27 de agosto del 2014, el CPC Próspero Adalberto Senosain Calero, Subgerente Regional de Administración, firma a nombre del Gobierno Regional Lima, el contrato Nº 094-2014-GRL con el Consorcio Chancay, conformado por la empresa Corporación San Andrés Sociedad Anónima Cerrada - Corporación San Andrés SAC. y la empresa K&G Contratistas Generales S.A. y la empresa Const Maritimas y de la Superficie SRL., para la ejecución de la obra “Mejoramiento de los Servicios Turísticos en la Playa Puerto Chancay, distrito de Chancay – Huaral – Lima”.
El 02 de junio del 2014, el Comité Especial había otorgado la buena pro del Proceso de Selección Licitación Pública Nº 006-2014-GR/CE, bajo el sistema de suma alzada.
Era la época del proceso electoral municipal y regional y Juanelo, el alcalde chancayano, iba por la reelección, defendiendo los colores del partido gobiernista regional, siendo el candidato su compañero aprista Andrés Tello Velasco.
La obra en sí parecía impresionante y era la contraparte a lo que ofrecía el candidato provincial de Fuerza Popular, Melchor Cárdenas que tenía listo ya la maqueta del hermoso malecón chancayano.
El ejecutor de la obra, CONSORCIO CHANCAY, resulta ganador de la buena pro y designa como Residente de la Obra, al Ing. Francisco Huaman Mendrano, como Asistente del Residente de la Obra al Ing. Romel Wilfredo Herrera Gonzales y como Arquitecto de la obra a Roberto Iván Hidalgo Lostanau.
CONTRATO ASCENDÍA A S/ 7´695,913.43 (SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTICINCO MIL NOVECIENTOS TRECE CON 43/100 NUEVOS SOLES)
La gestión de Javier Alvarado Gonzales del Valle, con Luis Enrique Fernández Estrella y Senosaín Calero, valoraron esta obra en la astronómica cifra de S/ 7´695,913.43 (siete millones seiscientos noventicinco mil novecientos trece con 43/100 nuevos soles), casi el doble de lo que costó el hermoso Malecón huachano.
A la firma del contrato el ejecutor declara haber inspeccionado el lugar donde se ejecutarán los trabajos y revisado los documentos de la convocatoria, por lo que renuncia expresamente a cualquier reclamo posterior por diferencia de costos o cualquier omisión en su propuesta.
Este párrafo establecido en el contrato es de suma importancia y que tendrá que tenerlo muy presente la Comisión Investigadora del Consejo Regional, por lo que veremos más adelante.
El ejecutor se obliga a ejecutar la obra en un plazo de doscientos diez días (210) y las partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la celebración del contrato, respecto a la ejecución e interpretación, incluídos los que refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje, teniendo el laudo arbitral que se emita, el valor de cosa juzgada y ejecutable como una sentencia.
NELSON CHUI, SOSPECHOSAMENTE SE HA NEGADO A
CONTRATAR UN PERITO TASADOR, PARA DETERMINAR SI HUBO O NO,
SOBREVALORACIÓN DE LA OBRA
EL 01 DE ABRIL DEL 2015 EL CONSORCIO CHANCAY SOLICITA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 02
Se había vencido el plazo establecido de 210 días y el representante legal del Consorcio Chancay solicita la ampliación de plazo Nº 02 por el plazo de 71 días calendario para la ejecución de la obra, debido según la ejecutora a “la interferencia causada por la existencia de buzones y tuberías de aguas residuales, lo cual refiere que hace imposible la terminación de la obra en la fecha prevista, afectando y modificando la ruta crítica de la programación de ejecución vigente al momento de la solicitud”.
¿Nadie inspeccionaba, ni supervisaba la obra ?
En primera instancia el Supervisor de Obra, refiere que al no cumplir el Consorcio Chancay con todas las formalidades que exige el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, emite pronunciamiento que NO se debe otorgar la ampliación del plazo solicitado.
VENCIDOS LOS PLAZOS, LA OBRA TODAVÍA NO ERA TERMINADA
Asimismo con Informe Nº 013-2015-GRL-GRI-OO-EIP de fecha 13 de abril del 2015, el coordinador de Obras de la provincia de Huaral, refiere que NO es necesaria la ampliación de plazo solicitada por el Consorcio Chancay de setentiun (71) días calendario por No tener sustento técnico.
Con Informe Nº 00911-2015-GRL/GRI-OO-CNI de fecha 13 de abril del 2015, el Jefe de la Oficina de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura, refiere que la Ampliación de Plazo Nº 02, debe ser determinada como IMPROCEDENTE ya que no cuenta con el sustento técnico y por otro lado, conforme se manifiesta en el Informe Nº 013-2015, los trabajos de las partidas 03.07, 05.01.04, 05.01.05 y 05.01.06 del tramo afectado, contarían 54 días calendario para su ejecución es decir a partir del 24 de marzo del 2015 hasta el 16 de mayo del 2015.
Por tanto, no se cumplió con el procedimiento establecido en el artículo 451ª de la Ley de Contrataciones del Estado.
Por tanto se determina como IMPROCEDENTE, la ampliación de plazo Nº 02 por setenta y un (71) días calendario, por lo que el término del plazo contractual es el 13 de junio del 2015.
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DANIEL MURRUGARRA TAMBIÉN DECLARA IMPROCEDENTE AMPLIACIÓN DEL PLAZO
Con memorando Nº 0800-2015-GRL/GRI de fecha 14 de abril del 2015, el Gerente Regional de Infraestructura, concluye y comparte la opinión vertida en los informes técnicos respectivos, señalando que se debe declarar IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de Plazo Nº 02, solicitada por el representante Legal del Consorcio Chancay.
El 17 de abril del 2015, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 038-2015-GRL/GGR, Luis Custodio Calderón, (que firma como Doctor), resuelve declarar IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de plazo Nº 02 presentada por el representante legal del Consorcio Chancay en la ejecución del contrato Nº 094-2014-GRL, para la ejecución de la obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN LA PLAYA PUERTO CHANCAY”, distrito de Chancay, Huaral – Lima.
GOBIERNO REGIONAL LIMA, NUNCA SE PRESENTÓ A CONCILIACIÓN, PERO….
Sin embargo el 04 de junio del 2015, mediante Resolución Ejecutiva Nº 403-2015- PRES, rubricada por Nelson Chui Mejía, accede al pedido del ejecutor de la obra y reconoce que hay deficiencias del expediente técnico, sustentado en la aprobación del nuevo diseño estructural de pérgolas de madera, resolviendo Nelson Chui, aprobar la prestación adicional de obra Nº 02 por la suma de Ciento diecinueve Mil Novecientos Veintiocho con 95/100 nuevos soles ( S/ 119,928.95), “necesarios para la obra”.
La gestión actual de Nelson Chui Mejía con el Gerente de Infraestructura a la cabeza, en ningún momento ha cuestionado el costo de la obra que pasa los siete millones de nuevos soles, a pesar que entendidos en la materia opinan que esta estaría sobrevalorada, lo que ha llevado al Consejo Regional Lima a formar una comisión investigadora y que en primer lugar se estaría solicitando un perito tasador del Poder Judicial, pero a la fecha no se ha investigado nada.
SE APRUEBA ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL EL 23 DE JULIO DEL 2015
El Consejero Regional por la provincia de Huaura, Miguel Ángel Mufarech, hizo un pedido el 23 de julio del 2013, para investigar este sonado caso. Por Acuerdo de Consejo Regional Nº 171-2015, se Aprueba la comisión presidida por Luis Casas Sebastián, pero a la fecha Nelson Chui no ha querido contratar un perito para evaluar esa obra y determinar si está sobrevalorado o no.
El Consejero por Huaral, Luis Casas, señaló en esa sesión que la denuncia lo realizó el Gerente de Infraestructura Daniel Murrugarra, pero que después no se ha preocupado más de determinar si ha habido la sobrevaloración.
¿PAGARÁ NELSON CHUI LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA DEL MALECÓN DE CHANCAY?
¿HUBO O NO, SOBREVALORACIÓN EN EL MALECÓN DE CHANCAY?
¿CONTRATARÁ UN PERITO TASADOR, NELSON CHUI O TAMBIÉN ESTA COMPROMETIDO EN EL CASO?
Publicado por OSCAR ROLANDO en 15:34 No hay comentarios:
Publicado por OSCAR ROLANDO en 18:30 No hay comentarios:
EN FORMA PACÍFICA SE DESOCUPÓ LA CALLE
ADÁN ACEVEDO DE HUACHO
Por la ubicación del lugar, se espera que los clientes acudan masivamente, ya que frente a ellos se encuentra la empresa Sodimac y Plaza Vea, lugar que cuenta con una presencia masiva de compradores.
Si bien es cierto que todos tienen derecho al trabajo, pero los vendedores ambulantes no podían seguir ocupando esas calles, porque dichos lugares no están autorizados de acuerdo a ley, habiéndose solicitado la liberación de estos espacios para garantizar la seguridad y libre circulación de los peatones, quienes generalmente se arriesgan a ser atropellados o golpeados al caminar por la calzada.
ALCALDE PROVINCIAL HUMBERTO BARBA, GERENTE GENERAL DEL GORELI Y EL
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE HUACHO, DR. CÉSAR MAZUELOS CARDOZA
RECTOR CÉSAR MAZUELOS CARDOZA, EN LA MES DE HONOR
AL LADO DEL GOBERNADOR REGIONAL, NELSON CHUI MEJÍA
Publicado por OSCAR ROLANDO en 12:32 No hay comentarios:
Publicado por OSCAR ROLANDO en 17:18 No hay comentarios:

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 451
 Resolución 
 Resolución