Source: http://docplayer.it/8774565-Capitolato-speciale-d-appalto.html
Timestamp: 2019-01-24 01:16:42+00:00

Document:
2 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DENOMINATI Rovecciano 2/ e Lava 1 OGGETTO DEI LAVORI REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI DUE CAMPI FOTOVOLTAICI CONNESSI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA IN COMUNE DI OFFIDA (AP) STAZIONE APPALTANTE Energie Offida S.r.l. Sede Legale C.so Serpente Aureo, Offida (AP) Sede Operativa Via A.De Gasperi, Offida (AP) PROGETTO DEFINITIVA REDATTO DA: Dott. Ing. Francesco Colletta RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Emanuele Camilli. - VISTO. - DATA 1
3 Sommario PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI...6 CAPO 1 - Natura e oggetto dell'appalto - Descrizione, forma e principali dimensioni delle opere...6 Art. 1. Oggetto dell'appalto...6 Art. 2. Ammontare dell'appalto...7 Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto...7 Art. 4. Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili...8 Art. 5. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili...8 CAPO 2 - Disciplina contrattuale...10 Art. 6. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d Appalto...10 Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto...10 Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l appalto...11 Art. 9. Fallimento dell appaltatore...11 Art. 10. Rappresentante dell appaltatore e domicilio; direttore di cantiere...12 Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione...12 Art. 12. Convenzioni europee in materia di valuta e termini...13 CAPO 3 - TERMINI PER L ESECUZIONE...14 Art. 13. Consegna e inizio dei lavori...14 Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori...14 Art. 15. Proroghe...15 Art. 16. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori...15 Art. 17. Sospensioni ordinate dal R.U.P...16 Art. 18. Penali in caso di ritardo...17 Art. 19. Progetto esecutivo, crono programma e documenti tecnici...17 Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione...18 Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini...19 CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI...20 Art. 22. Lavori a corpo...20 Art. 23. Lavori a misura...20 Art. 24. Lavori in economia...21 Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d opera...21 CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA...22 Art. 26. Anticipazione...22 Art. 27. Pagamenti in acconto
4 Art. 28. Pagamenti a saldo...23 Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto...24 Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo...24 Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo...24 Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali...24 Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti...24 CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE...25 Art. 34. Cauzione provvisoria...25 Art. 35. Cauzione definitiva...25 Art. 36. Riduzione delle garanzie...26 Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell impresa...27 CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L ESECUZIONE...29 Art. 38. Variazione dei lavori...29 Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali...29 Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi...30 CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA...31 Art. 41. Norme di sicurezza generali...31 Art. 42. Sicurezza sul luogo di lavoro...31 Art. 43. Piano di sicurezza...31 Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza...31 Art. 45. Piano operativo di sicurezza...32 Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza...33 CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO...34 Art. 47. Subappalto...34 Art. 48. Responsabilità in materia di subappalto...36 Art. 49. Pagamento dei subappaltatori...36 CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO...37 Art. 50. Accordo bonario...37 Art. 51. Definizione delle controversie...38 Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera...38 Art. 53. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori...39 CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L ULTIMAZIONE...42 Art. 54. Ultimazione dei lavori...42 Art. 55. Termini per il collaudo o per l accertamento della regolare esecuzione...42 Art. 56. Presa in consegna dei lavori ultimati...42 CAPO 12 - NORME FINALI...44 Art. 57. Oneri e obblighi a carico dell appaltatore
5 Art. 58. Obblighi speciali a carico dell appaltatore...46 Art. 59. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione...46 Art. 60. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati...47 Art. 61. Custodia del cantiere...47 Art. 62. Cartello di cantiere...47 Art. 63. Spese contrattuali, imposte, tasse...47 PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE...49 Art. 64. PREMESSE...49 Art. 65. ALLESTIMENTO CANTIERE...50 Art. 66. SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA...50 Art. 67. RILEVATI E RINTERRI...50 Art. 68. IMPIANTO DI DRENAGGIO...51 Art. 69. MITIGAZIONE VISIVA (esclusa dall d appalto)...51 a. TUBAZIONI...51 b. CAVI ELETTRICI...51 c. CONNESSIONI E DERIVAZIONI...54 d. IMPIANTO DI TERRA...55 e. MISURE DI PROTEZIONE ADOTTATE...55 Protezione dai contatti diretti...56 Protezione dai contatti indiretti...56 Protezione dalle sovracorrenti...57 Sezionamento...57 Art. 71. IMPIANTI FOTOVOLTAICI GRID-CONNECTED...58 a. MODULO FOTOVOLTAICO ILLUSTRATO AD ESEMPIO E CON CARATTERISTICHE MINIME...58 b. CONFIGURAZIONE E CARATTERISTICHE DEL GENERATORE FOTOVOLTAICO59 c. CAVI E CAVIDOTTI IN C.C e. INVERTER...59 f. QUADRO GENERALE BT...60 g. CAVI BT PER COLLEGAMENTI TRA :Inverter Quadro BT e Quadro BT Dispositivo di Interfaccia - Trasformatore BT/MT...62 h. TRASFORMATORE MT/BT IN RESINA (impianto Lava)...62 i. CAVI MT PER COLLEGAMENTI MT TRA :Scomparto consegna MT (gestore di rete) - Quadro DG e tra Quadro DG - Trasformatore MT/BT (Impianto Fotovoltaico Lava)...63 l. QUADRO MT...63 SCOMPARTO MT DISPOSITIVO GENERALE...67 SEGNALI PER TELECONDUZIONE
6 ELENCO SEGNALI PER TELECONDUZIONE...69 m. QUADRO CONTINUITA ASSOLUTA IMPIANTO...69 n. QUADRO CONTINUITA ASSOLUTA CABINA...70 Art. 72. Opere da fabbro...70 Art. 73. Sottostruttura...70 Art. 74. Videosorveglianza e antintrusione...71 Art. 75. Collaudo...71 Art. 76. Leggi e norme tecniche di riferimento...75 Art. 77. DISPOSIZIONI DI LEGGE, DECRETI E CIRCOLARI MINISTERIALI
7 PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI CAPO 1 - Natura e oggetto dell'appalto - Descrizione, forma e principali dimensioni delle opere Art. 1. Oggetto dell'appalto L'appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la realizzazione di: Due campi fotovoltaici denominati Rovecciano 2 e Lava in Comune di Offida cosi composti : Campo Fotovoltaico Lavava di potenza di picco pari a 994,50 kw, da realizzare nel Comune di Offida (AP), in contrada.lava. L impianto sarà del tipo grid connected e l energia elettrica prodotta sarà riversata completamente in rete, con allaccio in media tensione in modalità trifase alla rete di distribuzione della stessa società Energie Offida S.r.l. Campo fotovoltaico Rovecciano 2 è suddiviso in 4 sottocampi (Rovecciano 2/1,2,3,4) ciascuno di potenza di picco kw, da realizzare nel Comune di Offida (AP), in loc. Rovecciano. I sottocampi saranno del tipo grid connected e l energia elettrica prodotta sarà riversata completamente in rete, con allaccio in bassa tensione in modalità trifase alla rete di distribuzione della stessa società Energie Offida S.r.l. La progettazione esecutiva relativa agli impianti fotovoltaici deve essere conforme alle prescrizioni di cui al DM 6 Agosto 2010 del Ministro dello Sviluppo Economico Incentivazione alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare e s.m.i. recante Criteri per l incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare. Il Committente è la società uninominale comunale Energie Offida s.r.l., che ha la piena disponibilità dei terreni in oggetto. Dispone inoltre di tutte le autorizzazioni alla costruzione e alla connessione alla rete di distribuzione locale degli impianti in oggetto. La società affidataria, a seguito della realizzazione delle opere provvederà ad istruire l istruttoria per l ottenimento della tariffa incentivante così come previsto dal D.M. 6/8/2010 (Terzo Conto Energia), 2. Sono esclusi dai lavori in appalto per l impianto Lava: la realizzazione del manufatto cabina le recinzioni e gli impianti di illuminazione perimetrale; per l impianto Rovecciano 2: le recinzioni e gli impianti di illuminazione perimetrale, tutto come meglio specificato negli elaborati di progetto. 3. Sono compresi nell appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi 6
8 allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e agli eventuali stralci funzionali che la Stazione appaltante vorrà individuare, per l affidamento separato dei lavori ad essi connessi. 4. L esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell arte e l appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell adempimento dei propri obblighi. Art. 2. Ammontare dell'appalto 1. L importo dell appalto posto a base dell affidamento è definito come segue: a) Importo lavori a corpo soggetti a ribasso ,56 b) Oneri per attuazione piani di sicurezza ,00 c) Importo servizi a corpo progettazione esecutiva ,00 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione esecutiva 9.000,00 (a+ b+c) IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI E SERVIZI A CORPO ,56 2. L importo contrattuale corrisponde all importo dei lavori e servizi di cui al comma 1, lettera a) e c), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui al comma L importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto dell allegato XV al Decreto n. 81 del Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto 1. Il contratto è stipulato a corpo ai sensi dell articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, e dell articolo 45, comma 6, del regolamento generale. 2. L importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. 3. Il ribasso percentuale offerto dall aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell appalto e della determinazione dell importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d opera, qualora ammissibili ai sensi dell articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia. 5. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) b) e c). 7
9 Art. 4. Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili 1. Ai sensi dell articolo 3 del d.p.r. n. 34 del 2000 e in conformità all allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere Impianti per la produzione di energia elettrica «OG9» 2. Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del regolamento generale. 3. I lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell importo totale dei lavori e comunque inferiore a euro , possono essere realizzati dall appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere realizzati per intero da un impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; l impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui all articolo 28 del d.p.r. n. 34 del Art. 5. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, all articolo 45, commi 6, 7 e 8, e all articolo 159 del regolamento generale, all articolo 10, comma 6, del capitolato generale d appalto e all articolo 38 del presente capitolato, sono indicati nella seguente tabella: 8
11 CAPO 2 - Disciplina contrattuale Art. 6. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d Appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto 1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d appalto, ancorché non materialmente allegati: a) il capitolato generale d appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest ultimo; b) il presente capitolato; b1) Capitolato Speciale Parte A contratto di leasing b2) Capitolato Speciale Parte B schema di contratto d'appalto c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, tutto come previsto dal art 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (G.U. n. 98 del 28 aprile 2000), redatto sulla base del progetto definitivo, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3; d) l elenco dei prezzi unitari (o documento equivalente); e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza; 10
12 f) il piano operativo di sicurezza di cui all articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell allegato XV allo stesso decreto; g) il cronoprogramma di cui all articolo 42 del regolamento generale. 2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile; b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; c) il regolamento generale approvato con d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, per quanto applicabile; d) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati. 3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: a) il computo metrico e il computo metrico estimativo; b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori all articolo 132 del Codice dei contratti; c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato. 4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall aggiudicatario in sede di offerta. Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l appalto 1. La sottoscrizione del contratto da parte dell appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 2. Ai sensi dell articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l immediata esecuzione dei lavori. Art. 9. Fallimento dell appaltatore 1.In caso di fallimento dell appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti. 11
13 2. Qualora l esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell articolo 37 del Codice dei contratti. Art. 10. Rappresentante dell appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all articolo 2 del capitolato generale d appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all articolo 3 del capitolato generale d appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Qualora l appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all articolo 4 del capitolato generale d appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 2. Per quanto riguarda l accettazione, la qualità e l impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l eventuale sostituzione di quest ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d appalto. 12
14 Art. 12. Convenzioni europee in materia di valuta e termini 1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante, per ogni valore in cifra assoluta, indicano la denominazione in euro. 2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante, per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa. 3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n
15 CAPO 3 - TERMINI PER L ESECUZIONE Art. 13. Consegna e inizio dei lavori 1. L esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto con il soggetto esecutore, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi contestualmente alla firma del contratto di leasing. 2. E facoltà della Stazione appaltante procedere in via d urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n del 1865, degli articoli 109, comma 4, secondo periodo, e 129, commi 1 e 4, del regolamento generale e dell articolo 11, commi 10 e 12, del Codice dei contratti; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 3. Se nel giorno fissato e comunicato l appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l affidamento del completamento dei lavori, l appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a un mese da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente. Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori 1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell appalto è fissato in giorni 70 (settanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali. 3. L appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l approntamento delle opere necessarie all inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere. 4. Il termine per ultimare i lavori di cui al comma 1 è il valore posto a base di gara; il termine contrattuale vincolante è determinato applicando al termine di cui al comma 1 la riduzione 14
16 percentuale in ragione dell offerta di ribasso sullo stesso termine, presentata dall aggiudicatario in sede di gara; il cronoprogramma dei lavori di cui al comma 2 è automaticamente adeguato di conseguenza, in ogni sua fase, mediante una riduzione proporzionale di tutti i tempi previsti. Il programma esecutivo dei lavori di cui all articolo 19 è redatto sulla base del termine contrattuale per ultimare i lavori, ridotto ai sensi del presente comma. Art. 15. Proroghe L appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all articolo 14 può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di cui all articolo In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 30 giorni alla scadenza del termine di cui all articolo 14, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività. 3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori. 4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P. 5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. 6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta. 7. Trova altresì applicazione l articolo 26 del capitolato generale d appalto. Art. 16. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d arte, la direzione dei lavori d ufficio, o su segnalazione dell appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d opera nei casi previsti dall articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; 15
17 c) l eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell articolo 165 del regolamento generale. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all articolo 19. Art. 17. Sospensioni ordinate dal R.U.P. 1.Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l ordine è trasmesso contemporaneamente all appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione. 2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all appaltatore e al direttore dei lavori. 3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell articolo 18, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili. 4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la 16
18 Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Art. 18. Penali in caso di ritardo 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito, sia per la presentazione del progetto esecutivo di cui all articolo 19, che per l ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille dell importo complessivo di cui all articolo La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all articolo 13, comma 3; b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. Art. 19. Progetto esecutivo, crono programma e documenti tecnici 1. Entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla stazione appaltante il progetto esecutivo e relativo cronoprogramma esecutivo dei lavori redatto secondo quando previsto dall art 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla stazione appaltante, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la stazione appaltante si sia pronunciata il progetto esecutivo ed il relativo programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 2.Il termine per ultimare del progetto di cui al comma 1 è il valore posto a base di gara; il termine contrattuale vincolante è determinato applicando al termine di cui al comma 1 la riduzione percentuale in ragione dell offerta di ribasso sullo stesso termine, presentata dall aggiudicatario in sede di gara. 3. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 17
19 b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. 4. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma L appaltatore dovrà inoltre predisporre tutta la documentazione necessaria all allacciamento degli impianti ala rete elettrica. 6. La società affidataria, a seguito della realizzazione delle opere provvederà ad istruire l istruttoria per l ottenimento della tariffa incentivante così come previsto dal D.M. 6/8/2010 (Terzo Conto Energia) che dovrà concludersi entro 15 gg dall allacciamento. Dovrà quindi produrre tutti i documenti necessari a tale scopo. Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione: a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b) l adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato; f) le eventuali controversie tra l appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 18
20 g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l appaltatore e il proprio personale dipendente; h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all articolo 18, né per l eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell articolo 21. Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini L eventuale ritardo imputabile all appaltatore nel rispetto dei termini per l ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 15 (quindici) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell articolo 136 del Codice dei contratti. 2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. 3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma Sono dovuti dall appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 19
21 CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI Art. 22. Lavori a corpo 1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 2. Nel corrispettivo per l esecuzione dei lavori a corpo s intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all articolo 5, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 4. L elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d asta in base al quale effettuare l aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. 5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. Art. 23. Lavori a misura 1. Qualora in corso d opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all articolo 45, comma 9, del regolamento generale, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro a corpo, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto. 2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi 20
22 dell articolo 40, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione a corpo. 3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori. 4. Nel corrispettivo per l esecuzione degli eventuali lavori a misura s intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. 5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall elenco dei prezzi unitari. 6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità Art. 24. Lavori in economia Non sono previsti lavori in economia Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d opera Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori 21
23 CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA Art. 26. Anticipazione Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione. Art. 27. Pagamenti in acconto 1.Gli eventual pagamenti in acconto esulano dalle competenze della stazione appaltante in quanto esclusivo rapporto negoziale tra soggetto finanziatore e soggetto esecutore 2.A garanzia dell osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell articolo 7, comma 2, del capitolato generale d appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3. Entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi delle condizioni di pagamenti in acconto, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell articolo 168 del regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l indicazione della data di chiusura. 4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell articolo 169 del regolamento generale, il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l indicazione della data di emissione. 5. Il soggetto finanziatore provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell apposito mandato e alla successiva erogazione a favore del soggetto esecutore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n Ai sensi dell articolo 48-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori; b) qualora l appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente; c) all accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è 22
24 segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Art. 28. Pagamenti a saldo 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 ( trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 ( quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all articolo 27, comma 2, nulla ostando, è pagata dal soggetto finanziatore entro 30 giorni dopo l avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell opera, ai sensi dell articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell articolo 102, comma 3, del regolamento generale. 5. Ai sensi dell articolo 102, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni: a) importo garantito almeno pari all importo della rata di saldo, maggiorato dell I.V.A. all aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; b) ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l emissione del certificato di collaudo provvisorio; c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto. 6. Salvo quanto disposto dall articolo 1669 del codice civile, l appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 7. L appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. 8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all articolo 27, comma 6. 23

References: Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 8
 Art. 9
 Art. 10
 Art. 11
 Art. 12
 Art. 13
 Art. 14
 Art. 15
 Art. 16
 Art. 17
 Art. 18
 Art. 19
 Art. 20
 Art. 21
 Art. 22
 Art. 23
 Art. 24
 Art. 25
 Art. 26
 Art. 27
 Art. 28
 Art. 29
 Art. 30
 Art. 31
 Art. 32
 Art. 33
 Art. 34
 Art. 35
 Art. 36
 Art. 37
 Art. 38
 Art. 39
 Art. 40
 Art. 41
 Art. 42
 Art. 43
 Art. 44
 Art. 45
 Art. 46
 Art. 47
 Art. 48
 Art. 49
 Art. 50
 Art. 51
 Art. 52
 Art. 53
 Art. 54
 Art. 55
 Art. 56
 Art. 57
 Art. 58
 Art. 59
 Art. 60
 Art. 61
 Art. 62
 Art. 63
 Art. 64
 Art. 65
 Art. 66
 Art. 67
 Art. 68
 Art. 69
 Art. 71
 Art. 72
 Art. 73
 Art. 74
 Art. 75
 Art. 76
 Art. 77
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 articolo 53
 articolo 45
 articolo 132
 Art. 4
 articolo 3
 articolo 28
 Art. 5
 articolo 132
 articolo 45
 articolo 159
 articolo 10
 articolo 38
 Art. 6
 Art. 7
 articolo 100
 articolo 131
 articolo 100
 articolo 131
 articolo 89
 articolo 42
 articolo 132
 Art. 8
 articolo 71
 Art. 9
 articolo 37
 Art. 10
 articolo 2
 articolo 3
 articolo 4
 Art. 11
 Art. 12
 Art. 13
 articolo 11
 Art. 14
 articolo 19
 Art. 15
 articolo 14
 articolo 14
 articolo 14
 articolo 26
 Art. 16
 articolo 132
 articolo 165
 articolo 19
 Art. 17
 articolo 18
 articolo 14
 Art. 18
 articolo 19
 articolo 13
 Art. 19
 Art. 20
 articolo 14
 articolo 15
 articolo 16
 articolo 18
 articolo 21
 Art. 21
 articolo 136
 articolo 18
 Art. 22
 articolo 5
 Art. 23
 articolo 45
 articolo 40
 Art. 24
 Art. 25
 Art. 26
 Art. 27
 articolo 7
 articolo 168
 articolo 169
 articolo 185
 articolo 48
 articolo 2
 articolo 118
 Art. 28
 articolo 27
 articolo 185
 articolo 1666
 articolo 102
 articolo 102
 articolo 1669
 articolo 27