Source: http://docplayer.fr/438865-Enfin-2-innovations-doivent-etre-relevees-l-une-de-fond-l-autre-de-forme.html
Timestamp: 2016-10-23 07:58:24+00:00

Document:
⭐Enfin, 2 innovations doivent être relevées: l'une de fond, l'autre de forme.
1 Préambule L'Office Général du Bâtiment et des Travaux Publics avait établi, en avril 1971 une directive pour l'établissement, la gestion et le règlement du compte prorata. Cette directive a constitué jusqu'à ce jour un document de référence en matière de compte prorata. Ses dispositions essentielles ont été intégrées dans la C.C.A.G. marchés privés, normes NF P Une commission de l'o.g.b.t.p., composée d'architectes et d'entrepreneurs des divers corps d'état intéressés, a élaboré, en collaboration avec les offices départementaux, la présente convention pour l'établissement, la gestion et le règlement du compte prorata. L'O.G.B.T.P. n'a pas modifié le cadre général et les principes de base qui constituent l'ossature de la directive de 1971 et du C.C.A.G. marchés privés, normes NF P Cependant, afin de permettre à l'entrepreneur de mieux connaître, à l'avance, les dépenses d'intérêt commun qui seront à sa charge, ainsi que celles qui seront inscrite au compte prorata, la commission a précisé ou redéfini la nature et la consistance de certaines prestations d'intérêt commun. Consciente néanmoins que tous les problèmes ne pouvaient âtre réglés à l'avance, elle a confié un rôle accru au Comité de Contrôle chargé, à ce titre, et, compte tenu des exigences spécifiques de chaque chantier, de prendre toutes décisions utiles. Enfin, 2 innovations doivent être relevées: l'une de fond, l'autre de forme. - Le développement des travaux d'entretien a conduit la Commission à distinguer, en ce qui concerne les dépenses et recettes d'intérêt commun, d'une part les travaux neufs (annexe A) et d'autre part les travaux sur existants (annexe A'). Toutefois les travaux importants de réhabilitation peuvent être assimilés aux travaux neufs. - Afin de faciliter son insertion dans les marchés, la directive se présente non plus sous la forme de recommandation mais d'une convention type qui peut être adoptée directement par les entrepreneurs, ou faire partie des documents particuliers du marché. Pour les marchés faisant référence à la norme NF P , les parties sont invitées à insérer dans les documents particuliers du marché la disposition suivante: "la convention pour l'établissement la gestion et le règlement du compte prorata de l'office Général du Bâtiment et des Travaux Publics de septembre 1986 se substitue à l'article 11 et aux annexes A et B du C.C.A.G.". CNRS/DR15/SPL2 SOMMAIRE Préambule Dépenses d'intérêt commun compte prorata Définition Imputation Gestion et règlement du compte prorata... 1 Annexe A- Travaux neufs- dépenses et recette d'intérêt commun Dépenses d'investissement Prestations extérieures au bâtiment proprement dit Equipements des bâtiments proprement dit Dépenses de fonctionnement Dépenses de consommation Dépenses d'exploitation Prestations diverses Trous- scellement- raccords Evacuation des déblais, gravois de structure, déchets et emballages Nettoyage et remise en état Chauffage de chantier... 9 Annexe A'- Travaux sur existants dépenses et recettes d'intérêt commun Dépenses d'investissement Prestations extérieures au bâtiment proprement dit Equipements des bâtiments proprement dit Entretien Dépenses de fonctionnement Dépenses de consommation Dépenses d'exploitation Prestations diverses Annexe B- Gestion et règlement du compte prorata Objet Personne chargée de la tenue du compte Désignation Attributions Rémunération Comité de contrôle Composition et désignation Attributions Réunions du Comité de Contrôle Rémunération Recettes du compte prorata Dépenses du compte prorata Conditions d'inscription Imputations au compte prorata Gestion et information Solde et répartition définitive Litiges CNRS/DR15/SPL3 DEPENSES D'INTERET COMMUN COMPTE PRORATA 1. Définition Lorsque plusieurs entrepreneurs, ayant entre eux un lien juridique ou non, concourent à la réalisation d'un même ouvrage, il est tenu compte des dépenses d'intérêt commun et des produits éventuels du chantier dans les conditions énumérées ci- après. Les dépenses d'intérêt commun sont celles qui, effectuées par un ou plusieurs entrepreneurs, ont pour but ou pour effet d'assurer la bonne marche de l'ensemble du chantier. Ne constituent pas des dépenses d'intérêt commun les fournitures ou ouvrages destinés à être reçus par le maître d'ouvrage et qui auraient été omis dans les documents du marché. 2. Imputation 2.1 Les dépenses d'intérêt commun, telles qu'elles viennent d'être définies, incombent en principe aux entrepreneurs participant au chantier. Elles peuvent selon le cas, soit être affectées à un lot déterminé, soit être portées au débit du compte prorata. Leur affectation ou répartition s'effectue, en l'absence de convention particulière, selon les dispositions de l'annexe A au présent C.C.A.G. pour les travaux neufs et de l'annexe A', pour les travaux existants. 2.2 Le cas échéant, les dépenses réalisées en commun par certains entrepreneurs pour les besoins exclusifs de leurs lots font l'objet de comptes interentreprises distincts. 2.3 Le C.C.A.P. peut prévoir que certaines prestations d'intérêt commun, qu'il énumère, sont fournies par le maître de l'ouvrage ou rémunérées directement par lui. 2.4 En cas d inobservation par les entreprises des prescriptions prévues au présent compte prorata et sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le maître d œuvre peut prendre aux frais des entreprises les mesures nécessaires après mise en demeure infructueuse. En cas d urgence ou de danger, ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure préalable. L intervention des autorités compétentes ou du maître d œuvre ne dégage pas la responsabilité des entreprises. 3. Gestion et règlement du compte prorata 3.1 Les modalités de gestion et de règlement du compte prorata sont fixées, en l'absence de convention particulière, par l'annexe B au présent C.C.A.G. 3.2 Si une convention particulière est conclue, copie de cette convention est adressée pour information au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage, dans un délai de 15 jours à compter de sa conclusion, par la personne chargée de la gestion du compte prorata. CNRS/DR15/SPL 14 3.3 Dans le mois qui suit la date limite de remise du mémoire définitif au maître d'œuvre, le Comité de Contrôle adresse à celui-ci une attestation faisant apparaître la situation de chaque entrepreneur vis-à-vis du compte prorata. Cette attestation, que le maître d'œuvre joint au compte définitif adressé au maître d'ouvrage. - soit déclare que l'entrepreneur est en règle à l'égard de ses obligations au titre du compte prorata, - soit indique la somme dont celui-ci est encore redevable à ce titre 3.4 L'entrepreneur débiteur délègue le maître de l'ouvrage, qui accepte, à la personne chargée de la tenue du compte prorata pour que cette dernière reçoive paiement à sa place des sommes dues par le maître de l'ouvrage au titre du marché. Cette délégation est consentie dans la limite du montant de sa dette au titre du compte prorata. 3.5 A cet effet, le maître de l'ouvrage déduit du solde dû à l'entrepreneur la somme indiquée par l'attestation ci-dessus et la verse entre les mains de la personne chargée de la tenue du compte prorata 3.6 En cours de chantier, le Comité de Contrôle pourra demander au maître de l'ouvrage l'application des dispositions prévues ci-dessus au 3.5, en cas de non paiement et après mise en demeure restée sans effet, des factures ou appels de fonds dus par un entrepreneur au titre du compte prorata. 3.7 Les sommes dont l'entrepreneur est redevable au titre du compte prorata feront l'objet d'une attestation adressée au maître de l'ouvrage avec copie au maître d'œuvre et seront déduites du ou des acomptes à verser à l'entrepreneur. 3.8 Pour les opérations importantes, une convention particulière pourra différencier plusieurs masses de compte prorata. (1) 1) Pour la rédaction de cette convention, les parties pourront utilement s'inspirer de la Convention interentreprises de compte de dépenses communes établies par la F.N.B. et la F.N.T.P. CNRS/DR15/SPL 25 ANNEXE A TRAVAUX NEUFS- DEPENSES ET RECETTES D'INTERET COMMUN Les dépenses d'intérêt commun définies à l'article 1 ci-dessus, lorsqu'elles peuvent être imputées à un lot déterminé, sont mises à la charge de l'entrepreneur titulaire de ce lot. La prestation correspondante, telle qu'elle est décrite dans les documents particuliers du marché, ou à défaut, dans le tableau inclus au 1 ci-après, est réputée rémunérée par le prix du marché. Elle devra néanmoins être reprise dans l'offre de l'entrepreneur de manière distincte et détaillée. Dans le cas où une dépense ne peut être imputée à un entrepreneur déterminé, elle est portée au débit du compte prorata. L'affectation ou la répartition des dépenses d'intérêt commun est différente selon qu'il s'agit de dépenses d'investissement, d'entretien ou de fonctionnement. 1. Dépenses d'investissement Les dépenses d'investissement, du fait de leur caractère prévisible, sont normalement imputables à un lot déterminé. Les dépenses d'investissement habituelles sont décrites dans le tableau ci-après qui comprend 3 colonnes: - la 1 ère indique la nature de la prestation, - la seconde désigne le lot qui supporte la dépense. Son titulaire est chargé de la prestation correspondante, qu'il exécute lui-même ou fait exécuter sous sa responsabilité. - La 3 ème précise, en tant que de besoin, et sous réserve des dispositions particulières du marché, le contenu de cette prestation. Toutes les autres dépenses d'investissement, telles que, par exemple, les branchements provisoires de gaz ou d'air comprimé, les fermetures provisoires de bâtiments, les ascenseurs de chantier ou les dispositifs d'évacuation des gravois, qui du fait qu'elles n'ont pas un caractère habituel, ne figurent pas dans le tableau, ne pourraient être mises à la charge d'un lot déterminé que par une mention expresse, assortie d'une description, dans les documents particuliers du marché. Toutefois, en cas d'absence d'une telle disposition, le Comité de Contrôle peut décider de porter ces dépenses au débit du compte prorata. CNRS/DR15/SPL 36 1 2 Nature de la dépense Lot 1.1- Prestations extérieures au bâtiment proprement dit Charges temporaires de voirie et de police résultant des Gros- œuvre installations de chantier Branchements provisoires d'eau Branchements provisoires d'électricité Branchements provisoires d'égouts Voies de circulations dans l'emprise du terrain Aires de chantier et de stockage Gros- œuvre ou (1) (2) VRD Gros- œuvre ou (1) (2) VRD Gros- œuvre ou (1) (2) VRD Gros- œuvre ou VRD (1) Gros- œuvre ou VRD (1) Clôtures Gros- œuvre Panneaux de chantier Gros- œuvre Bureau de chantier Gros- œuvre Installations communes d'hygiène (sanitaires) Installations de vie collective Repli des installations provisoires de chantier Gros- œuvre Lots concernés Lot chargé de leur installation 3 Consistance de la prestation Taxes d'occupation de la voie publique Entretien et réparation Depuis le réseau extérieur, y compris le ou les compteurs, jusqu'aux installations communes de chantier et jusqu'à une distance de 2 m de chaque bâtiment ou de chaque groupe de maisons individuelles. Depuis le réseau extérieur, y compris le ou les compteurs, jusqu'aux installations communes de chantier et jusqu'à une distance de 2 m de chaque bâtiment ou de chaque groupe de maisons individuelles. Depuis le réseau existant jusqu'aux constructions à réaliser et aux installations communes de chantier, en tenant compte des aménagements d'hygiène nécessaires Voies carrossables par des véhicules routiers de transport de marchandises, nécessaires à la desserte des constructions à réaliser et des aires de chantier et de stockage Préparation du terrain mis à la disposition des entreprises pour leurs installations et du terrain nécessaire aux installations communes de chantier. Ces terrains sont carrossables par les véhicules utilitaires légers Etablissement, dans les conditions exigées par la réglementation Fourniture et mise en place selon la réglementation Locaux en rapport avec l'importance du chantier. Ils comprendront au minimum une salle de réunion. Ces locaux seront livrés avec les installations de chauffage et d'éclairage, garnis du mobilier nécessaire et dotés d'une installation téléphonique. Conformes à la réglementation Selon décision des entreprises intéressées qui peuvent se grouper à cet effet Y compris enlèvement des fondations, sauf indications différentes du maître d'œuvre (1) Le lot VRD est substitué au lot gros- œuvre pour ces prestations, lorsqu'il est chargé de l'établissement des voies et réseaux et qu'il est procédé à la dévolution de ce lot concurremment avec celle des autres lots de bâtiment (2) L'entrepreneur aura intérêt à distinguer, lors de l'établissement de son offre, les prestations qui sont réalisées dans l'emprise du chantier de celles qui sont à réaliser à l'extérieur jusqu'aux réseaux publics. CNRS/DR15/SPL 47 1 Nature de la dépense 1.2- Equipements des bâtiments proprement dits Eau (réseau intérieur, y compris son évacuation) 2 Lot Plomberie Electricité (réseau intérieur) Electricité Eclairage de circulation Electricité W.C et lavabo Plomberie Evacuation provisoire des eaux pluviales reçues par le bâtiment Repli des équipements provisoires Dispositif commun de sécurité sur le chantier Lot chargé de réaliser les descentes définitives Lot chargé de leur réalisation 3 Consistance de la prestation A partir des points de raccordement laissés en attente à 2 m du bâtiment. Mise en place de points de puisage avec robinet à nez filet. En principe un point de puisage par niveau et par cage d'escalier. la distance maximale entre 2 points de puisage ne peut excéder 40 m. si nécessaire installation d'un suppresseur provisoire A partir des points de raccordement laissés en attente à 2 m du bâtiment. Mise en place à chaque niveau et par cage d'escalier d'un coffret comprenant un dispositif de protection différentielle 30 ma, 4 prises de courant 2 x 10/16 A + T et, au rez-de-chaussée et tous les 4 niveaux à partir du 5 ème, une prise 3 x 20 A + T. aucun point du bâtiment ne doit être distant d'un coffret de plus de 25 m. Installation d'éclairage en 25 volts ou en basse tension avec hublots classes II IP 357, des circulations verticales et horizontales conformément aux dispositions réglementaires de sécurité. Si les installations communes d'hygiène sont distantes de plus de 50 m de l'accès des bâtiments, le plombier installera un W.C. au rez-de-chaussée de ces bâtiments. Si les bâtiments comportent plus de 5 niveaux au dessus du rez-de-chaussée, installation d'un W.C. et d'un poste d'eau par tranche de 5 niveaux. Si les descentes définitives ne peuvent être placées dès la réalisation de la couverture, il y a lieu de prévoir l'évacuation provisoire des eaux pluviales. Y compris les équipements annexes s'y rapportant. Travaux nécessaires à la libération complète de l'espace occupé par les équipements en question. a) L'entreprise de gros- œuvre ou de structure fournira et mettra en place au fur et à mesure de l'avancement de ses travaux les dispositifs de sécurité du chantier, à savoir: protection des ouvertures extérieures, des escaliers, des trémies, des gaines et des émis d'ascenseurs. b) Le maintien en place de ces dispositifs sera de la responsabilité de chaque corps d'état tout au long de son intervention, en vertu du droit commun qui prévoit que chaque entreprise est responsable de la sécurité de ses salariés et de toute négligence dont seraient victimes des tiers. c) Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention personnelle (échafaudage de façade, filet de protection, ) ne peuvent être déplacés ou modifiés que par ce dernier CNRS/DR15/SPL 58 1.3 Sous réserve des dispositions prévues au 1.2.7, le maintien en état de fonctionnement des installations indiquées ci-dessus en 1.1 et 1.2 est effectué par l'entreprise qui les a réalisées. La dépense relative à cet entretien est réputée rémunérée par le prix du lot correspondant. Les exceptions aux règles posées par les 2 alinéas précédents, s'il en existe, ne peuvent résulter que de mentions expresses inscrites dans les documents particuliers du marché. Ces installations resteront sur le chantier tant qu'elles seront nécessaires à un corps d'état quelconque dans la limite des calendriers contractuels. Au-delà, s'il n'est pas possible de déterminer le ou les responsables de l'allongement des délais, les frais occasionnés par le maintien de ces installations seront portés au débit du compte prorata. 2. Dépenses de fonctionnement 2.1 Dépenses de consommation Sont mises à la charge respective des entreprises utilisatrices en règle générale les consommations téléphoniques Les dépenses énumérées ci-après sont portées au débit du compte prorata: - a) les consommations d'eau - b) les dépenses d'énergies nécessaires aux installations de chantier - c) les communications téléphoniques non facturées Cas particulier des consommations d'électricité Sauf dispositions expresses différentes, elles ont soumises aux règles ci-après: - a) lorsque le chantier ne comporte pas d'installations lourdes, les consommations d'électricité sont enregistrées dans un compteur unique, et portées au débit du compte prorata - b) lorsque le chantier comporte des installations lourdes, un double comptage est mis est mis en place: les consommations engendrées par l'exploitation des installations lourdes sont enregistrées dans un ou plusieurs compteurs ad hoc, désignés les compteurs A. Les dépenses correspondantes sont gérées et prises en charge par les entrepreneurs qui ont souscrit un abonnement. Ils factureront directement le montant de leur contribution aux autres entreprises, qui le cas échéant, seraient également utilisatrices desdites installations. Pour l'application des présentes dispositions, les ateliers de préfabrication sont assimilés à des installations lourdes. Les autres consommations électriques sont enregistrées dans un compteur tous corps d'état, désigné: le compteur B. les dépenses enregistrées à ce second compteur seront portées au débit du compte prorata, selon des modalités particulières: la part de l'entreprise qui assume, comme il est dit ci-dessus, la charge des consommations portées à un compteur A, après avoir été déterminée selon les règles habituelles de répartition au prorata, est affectée d'un coefficient minorateur égal à: Consommation B Consommations A + Consommations B après déduction de cette part, le reste des dépenses de consommation inscrites au compteur B est réparti entre les autres entreprises consommatrices au prorata du montant de leurs travaux respectifs, de telles manière que toutes les dépenses soient affectées. CNRS/DR15/SPL 69 Lorsque les entreprises autres que celles qui ont souscrit un abonnement à un compteur A ont recours, dans une proportion relativement importante, aux services des installations lourdes, le Comité de Contrôle peut décider de leur faire bénéficier, pour la détermination de leur participation aux dépenses du compteur B, de l'application d'un coefficient minorateur établi sur la base de la formule ci-dessus. Le Comité de Contrôle fixe, selon les données propres au chantier, les modalités de calcul et dé répartition Cas particuliers des fluides et énergies nécessaires aux essais et épreuves Les dépenses correspondantes sont facturées par la personne chargée de la gestion du compte prorata à l'entrepreneur du lot qui fait l'objet des essais et des épreuves. 2.2 Dépenses d'exploitation Sauf dispositions expresses différentes, les dépenses énumérées ci-après sont portées au débit du compte prorata. d'hygiène Nettoyage du bureau de chantier et des installations communes Les frais de réparation et de remplacement des fournitures mises en œuvre et détériorées ou détournées dans les cas suivants: - l'auteur des dégradations ou des détournements ne peut être découvert - la dégradation ou le détournement ne peut être imputé à l'entrepreneur des corps d'état déterminé - la responsabilité de l'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers Suivant la nature des fournitures mises en œuvre, les entrepreneurs prendront les dispositions nécessaires afin d'assurer leur protection jusqu'à la réception des travaux. A défaut, le Comité de Contrôle pourra limiter la prise en charge, au titre du compte prorata, des frais de réparation et de remplacement des fournitures détériorées ou détournées. Dans ce cas, les frais resteront, pour le surplus, à la charge de l'entrepreneur qui les a mis en œuvre. Les frais de réparation et de remplacement des éléments centraux d'équipement très spécialisés et particulièrement onéreux (1) restent à la charge des entrepreneurs réalisant ces installations. En cas de besoin, le Comité de Contrôle dressera la liste des fournitures répondant à ces critères Les frais d éclairage et de gardiennage du chantier ainsi que leur signalisation tant intérieure qu extérieure L'évacuation des déchets prévus au Toute autre dépense qui serait portée expressément au débit du compte prorata soit par les documents particuliers du marché, soit par la convention prévue par l'article 3.1 de la présente convention, soit par décision du Comité de Contrôle. 3. Prestations diverses 3.1 Trous- scellement- raccords Les dispositions relatives aux trous, scellements et raccords sont fixés par les documents particuliers du marché. A défaut, les dispositions ci-après sont applicables: CNRS/DR15/SPL 710 3.1.1 Les entrepreneurs font connaître, en temps utile, aux titulaires des lots concernés les réservations diverses nécessaires aux travaux de leur corps d'état Sauf dans les cas prévus au ci-dessous, les entrepreneurs concernés font leur affaire des réservations et assument les frais y afférant Les entrepreneurs qui auront négligé de faire connaître, en temps utile, leurs besoins, ou auront fourni des indications erronées, lorsque de ce fait les réservations ne se trouvent pas aux emplacements convenables, supporteront la charge des travaux nécessaires qui seront effectués par l'entrepreneur concerné, ainsi que toutes incidences éventuelles sur les prestations des autres corps d'état Chaque entrepreneur effectue, ou le cas échéant, fait effectuer à ses frais les scellements, bouchages et raccords des réservations nécessaires aux travaux de son corps d'état. Le travail effectué doit correspondre aux matériaux et au stade d'exécution de la paroi au moment de l'intervention En cas de retards ou de modifications, les reprises nécessaires sont à la charge de la partie qui en est responsable. 3.2 Evacuation des déblais, gravois de structure, déchets et emballages Déblais Chaque entrepreneur procède à ses frais à l'enlèvement et au transport aux décharges publiques des déblais en excédent résultant de l'exécution de ses travaux Gravois de structure et déchets Le gestionnaire du compte prorata, en accord avec le maître d'œuvre, déterminera des lieux de stockage distincts pour les gravois de structure et pour les déchets. Dispositions applicables au gravois de structures: Le ou les entrepreneurs de structure procèdent à leurs frais à l'enlèvement et au transport aux décharges publiques de leurs gravois de structure. Dispositions applicables aux déchets Chaque entrepreneur se charge, à ses frais, de l'enlèvement de ses propres déchets jusqu'au lieu de stockage prévus à cet effet. L'enlèvement des déchets à partir de ceux-ci ainsi que leur transport aux décharges publiques sont effectués par l'entrepreneur désigné par le Comité de Contrôle ou à défaut par l'entrepreneur de gros- œuvre. Les dépenses y afférents sont portées au compte prorata. Dans le cas où un stockage distinct n'aura pas été prévu, le Comité de Contrôle décidera des modalités de leur enlèvement et de leur transport aux décharges publiques ainsi que de l'affectation des dépenses correspondantes Emballages Leur évacuation à l'extérieur du chantier est à la charge du destinataire des matériaux ou matériels emballés. 3.3 Nettoyage et remise en état Il n'est pas décompté de prorata au titre du nettoyage du chantier Chaque entrepreneur, au fur et à mesure de l'exécution des travaux, doit procéder au nettoyage, à la réparation et à la remise en état des installations qu'il aura salies ou détériorées. CNRS/DR15/SPL 811 3.3.3 Chaque entrepreneur, après chaque intervention en un lieu donné, doit laisser l'emplacement propre et libre de tous déchets. L'entrepreneur qui lui succède est en droit d'exiger cet état de propreté avant d'entreprendre ses travaux Il sera en outre procédé à 2 nettoyages de caractère général dans les conditions ci-après: - toitures- terrasses. Le nettoyage sera à la charge de l'entrepreneur d'étanchéité. - nettoyage de fin de chantier, avant réception. S'il n'est pas affecté par le marché à un lot déterminé, chaque entrepreneur aura la charge de procéder ou faire procéder au nettoyage de ses propres ouvrages. 3.4 Chauffage du chantier Lorsque que le chauffage du chantier est nécessaire pour la bonne marche des travaux, les frais y afférents feront l'objet d'un accord préalable, conclu sur proposition du maître d'œuvre, entre le maître de l'ouvrage et les entrepreneurs des divers corps d'état intéressés. Ces frais ne doivent en aucun cas figurer au compte prorata. CNRS/DR15/SPL 912 ANNEXE A' TRAVAUX SUR EXISTANT DEPENSES ET RECETTES D'INTERET COMMUN Les dispositions prévues au A (travaux neufs) s'appliquent aux travaux sur existants dans les conditions définies ci-dessous. Ces dispositions sont adaptées aux exigences spécifiques du chantier par les documents particuliers du marché, et à défaut, selon les modalités fixées par le Comité de Contrôle. En l'absence, sur le chantier, du titulaire du lot auquel ces dispositions imputent une dépense, celle-ci est portée au débit du compte prorata. Les conditions d'exécution et d'entretien de la prestation correspondante sont fixées par le Comité de Contrôle. 1. Dépenses d'investissement 1.1 Prestations extérieures au bâtiment Les voies de circulation et les branchements nécessaires au chantier sont réputés exister et être utilisables. Pour les autres dépenses nécessaires à l'exécution des travaux, il est fait application des dispositions prévues au 1.1 de l'annexe A. celles-ci sont également applicables aux voies de circulation et branchements lorsque ceux-ci n'existent pas ou sont inutilisables. 1.2 Equipement des bâtiments proprement dits Cas général Les installations existantes sont réputées utilisables. Les documents particuliers du marché précisent, le cas échéant, les contraintes d'utilisation et les installations que les entrepreneurs ne sont pas autorisés à utiliser. Si des installations nécessaires à l'exécution des travaux doivent être réalisées, ou lorsque les installations existantes ne peuvent être utilisées en l'état et doivent être aménagées ou complétées, il est fait application des dispositions prévues au 1.2 de l'annexe A. Dans le cas particulier où, d'une part les branchements existent, d'autre part les compteurs d'eau et d'électricité font défaut, l'installation de ceux- ci est à la charge de la ou des entreprises des lots spécialisés correspondants Cas particulier des dispositifs de sécurité sur le chantier Il est fait application des dispositions prévues au de l'annexe A à l'exception de l'alinéa a, auquel est substitué la disposition suivante: - chaque entrepreneur fournira et mettra en place les dispositifs de sécurité afférents aux travaux qu'il exécute. 1.3 Entretien Installations existantes, mises à la disposition des entreprises. Les dépenses d'entretien relatives aux installations existantes mises à la disposition des entreprises sont portées au débit du compte prorata. CNRS/DR15/SPL 1013 1.3.2 Installations provisoires mises en place par les entreprises. Il est fait application des dispositions prévues au 1.3 de l'annexe A. 2. Dépenses de fonctionnement 2.1 Dépenses de consommation Dépenses réalisées à partir des installations existantes mises à la disposition des entreprises par le maître de l'ouvrage. A défaut de compteur divisionnaire, les dépenses afférentes aux consommations des fluides nécessaires aux installations de chantier sont à la charge du maître de l'ouvrage Dépenses réalisées à partir des installations provisoires mises en place par les entreprises. Il est fait application des dispositions prévues au 2.1 de l'annexe A. 2.2 Dépenses d'exploitation Il est fait application des dispositions prévues au 2.2 de l'annexe A. 3. Prestations diverses Il est appliqué aux trous, scellements et raccords, à l'évacuation des déblais, gravois de structures, déchets et emballages, au nettoyage et à la remise en état ainsi qu'au chauffage du chantier les dispositions prévues au 3 de l'annexe A. Toutefois, les matériaux et matériels résultant des démolitions seront enlevés et évacués aux déchargent publiques par les soins et aux frais de l'entrepreneur chargé du lot concerné. CNRS/DR15/SPL 1114 ANNEXE B GESTION ET REGLEMENT DU COMPTE PRORATA 1. Objet La présente annexe a pour objet de fixer les modes de gestion et de règlement du compte prorata. 2. Personne chargée de la tenue de compte prorata 2.1 Désignation Le compte prorata est tenu: - dans le cas d'entrepreneurs groupés, par le mandataire commun - dans le cas d'entrepreneurs non groupés, par l'entrepreneur du lot principal, ou par l'entrepreneur qui lui serait substitué par décision du Comité de Contrôle. 2.2 Attributions La personne chargée de la tenue du compte, suivant les instructions du Comité prévu par l'article 3 et sous son contrôle: - ouvre un compte bancaire distinct - propose le budget initial et ses modifications - propose les modalités des appels de fonds - propose les barèmes prévus à l'article établit périodiquement l'état des dépenses et des recettes et le porte à la connaissance des entrepreneurs - informe le maître d'œuvre et le maître de l'ouvrage de la situation de chaque entreprise vis-àvis du compte prorata - établi le projet de décompte final du compte prorata - fournit à chaque entrepreneur une attestation justifiant qu'il est en règle à l'égard de ses obligations au titre du compte prorata conformément au décompte approuvé par le Comité de Contrôle 2.3 Rémunération La rémunération toutes taxes comprises de la personne chargée de la tenue du compte prorata consiste en un pourcentage déterminé du montant toutes taxes comprises des dépenses imputées au compte prorata hors ladite rémunération. Ce pourcentage est fixé par accord particulier entre cette personne et le Comité de Contrôle. A défaut d'accord, ce pourcentage est égal à 8%. 3. Comité de Contrôle 3.1 Composition et désignation Le Comité de Contrôle comportera un nombre impair de membres et, à défaut d'arrangement particuliers au moins: CNRS/DR15/SPL 1215 - un représentant du ou des lots structures (gros- œuvre, charpente métallique) - un représentant du groupe des lots du second œuvre (étanchéité, menuiserie, métallerie, sols, peinture, etc..) - un représentant du groupe des lots d'équipement (plomberie, électricité, génie climatique, ascenseurs, etc ) Chaque membre du Comité est désigné à la majorité simple des entreprises du groupe qu'il représente. Chaque entrepreneur du groupe dispose d'un nombre de voix proportionnel à l'importance du montant initial de son marché par rapport à la somme des montants initiaux des marchés des entrepreneurs du même groupe. Un membre suppléant, destiné à remplacé le membre titulaire en cas d'absence de celui-ci, sera également désigné dans les mêmes conditions. La personne chargée de la tenue du compte prorata représente le groupe auquel elle appartient. Le maître d'œuvre peut être invité par le Comité de Contrôle à donner son avis. 3.2 Attributions Le comité à pour mission: d'approuver le budget initial et ses modifications et de fixer les modalités des appels de fonds de décider de l'engagement des dépenses communes imprévues de contrôler la tenue du compte et en cas de contestation, d'accepter ou de refuser les factures présentées de statuer sur le solde et le règlement du compte prorata et plus généralement de prendre, dans le cadre du marché, toute décision utile à la détermination des obligations de chaque entrepreneur et à la bonne gestion du compte prorata. 3.3 Réunions du Comité de Contrôle Le Comité de Contrôle se réunit périodiquement et, en cas de besoin, à la demande de la personne chargée de la tenue du compte prorata. Les décisions du Comité sont prises à la majorité des voix des membres, chaque représentant de groupe disposant d'une voix. 3.4 Rémunération Il n'est pas prévu de rémunération pour les membres du Comité de Contrôle, à l'exception de celle prévue à l'article Recettes du compte prorata En début de chantier, il est arrêté un budget prévisionnel pour le compte prorata, de manière à fixer le pourcentage permettant de déterminer l'acompte à verser à la personne chargée du compte prorata. CNRS/DR15/SPL 1316 Celle-ci établit les factures ou appels de fonds: - sur la base des montants des marchés de chaque entreprise communiqués par le maître d'œuvre, s'il est décidé de constituer un fonds de roulement - puis mensuellement ou trimestriellement, sur la base des situations de travaux réalisés par chaque entreprise dont les montants sont communiqués par le maître d'œuvre. les montants des factures ou appels de fonds précités sont payés par chèque à la personne chargée de la tenue des comptes dans les 30 jours au plus tard à compter de leur réception. Ces paiements sont indépendants des règlements des acomptes ou du solde par le maître de l'ouvrage. Sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, les retards de paiement ouvrent droit pour le créancier au paiement d'intérêts moratoires au taux des obligations cautionnées augmenté de 2,5 points. Sont inscrites au crédit du compte prorata, les recettes provenant de la location ou de la récupération des installations, matériels, etc. ayant donné lieu à inscription au débit de ce compte. 5. Dépenses du compte prorata 5.1 Conditions d'inscription Les inscriptions au compte prorata doivent être justifiées par les entreprises prestataires au moyen de factures ou d attachements qui sont établis en 3 exemplaires, l'un pour le créancier, les deux autres pour la personne chargée de la tenue du compte prorata. Chaque entrepreneurs renonce expressément à demander le paiement des factures qu'il n'aurait pas produites à la personne chargée de la tenue du compte dans un délai de 2 mois à compter de la réalisation de la prestation. 5.2 Imputation au compte prorata Les dépenses imputées au compte prorata comprennent: - les frais de main d'œuvre d'exécution de l'entreprise - les frais de matériels - les fournitures rendues chantier aux prix facturés à l'entreprise - les prestations réalisées par des tiers Chacun des postes est calculé - soit sur la base de justifications détaillées. Pour les frais de main d'œuvre d'exécution, les attachements devront indiquer le temps passé ainsi que le nom et la qualification de l'ouvrier - soit sur la base d'un barème approuvé par le Comité de Contrôle - soit sur la base des prix unitaires du marché, affectés éventuellement d'un rabais fixé par le Comité de Contrôle - soit sur devis approuvé par le Comité de Contrôle A chacun des postes évalués sur la base de justifications détaillées, il sera appliqué un coefficient multiplicateur arrêté dès le démarrage du chantier, en accord entre les entrepreneurs. Dans le cas où tous les entrepreneurs ne seraient pas désignés à l'ouverture du chantier, cet accord interviendra lorsque 75% du montant de l'ensemble des travaux auront été traités. A défaut d'accord entre les entrepreneurs, ce coefficient sera fixé par le Comité de Contrôle. CNRS/DR15/SPL 1417 5.2.4 Au montant des dépenses ainsi calculé, l'entreprise prestataire ajoutera l'imputation de la T.V.A. au taux ordinaire. 6. Gestion et information Le montant des factures présentées par chaque entreprises prestataire est porté à son crédit dans le compte de répartition établi par la personne chargée de la tenue du compte prorata. Si ce compte de répartition fait apparaître un solde créditeur en faveur d'une entreprise prestataire, des versements même partiels peuvent lui être effectués après accord du Comité de Contrôle. Tous les 2 mois, la personne chargée de la tenue du compte dresse un état des dépenses et des recettes et le porte à la connaissance de tous les entrepreneurs. 7. Solde et répartition définitive Le solde du compte prorata et sa répartition définitive sont établis après la réception des travaux, par la personne chargée de la tenue du compte. La répartition est faite au prorata du montant des situations cumulées de chaque entrepreneur. Toutefois, pour certaines dépenses expressément énumérées, une règle de répartition différente peut être établie par les documents particuliers du marché ou par accord intervenu entre l'ensemble des entrepreneurs participant au chantier. Ce solde et sa répartition sont communiqués à chaque entrepreneur dans les 45 jours qui suivent la réception des travaux. Chaque entrepreneur dispose d'un délai de 15 jours pour faire connaître par écrit ses observations. Passé ce délai, le solde et sa répartition ainsi que les observations reçues sont soumis dans les 8 jours au Comité de Contrôle qui dispose de 30 jours pour faire connaître sa décision. Ensuite, la personne chargée de la tenue du compte émet les factures ou les avoirs, au débit ou au crédit de chaque entreprise. Ces factures ou avoirs comprennent la T.V.A. au taux ordinaire. Chaque entrepreneur déclare expressément s'en remettre au Comité de Contrôle pour la fixation de sa contribution. 8. Litiges Les différends, nés à l'occasion de la gestion du compte prorata, sont soumis au Tribunal compétent du lieu d'exécution des travaux, à moins que les parties conviennent de recourir à l'arbitrage. Le Comité de Contrôle peut décider que les frais exposés à cette occasion seront portés au débit du compte prorata. CNRS/DR15/SPL 15 Montrer encore
Décret n 2-12-349 du 8 joumada Ier 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics Le Chef du Gouvernement, Vu la constitution, notamment ses articles 72 et 90 ; Vu la loi n 69-00 relative au contrôle Plus en détail LE PREMIER MINISTRE,
Décret n 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30/12/1998) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion. ( Plus en détail règlement du service de l eau
règlement du service de l eau www.eaudugrandlyon.com SOMMAIRE règlement du service de l eau Votre distributeur est la Société Eau du Grand Lyon. 1 LE SERVICE DE L EAU 4 Article 1.1 Les obligations du service Plus en détail LE PRIX DANS LES MARCHES PUBLICS
LE PRIX DANS LES MARCHES PUBLICS GUIDE ET RECOMMANDATIONS La formation et la variation des prix dans les marchés publics Eléments juridiques et modalités pratiques Avril 2013 Version 1.1 PRÉAMBULE : De Plus en détail REGLEMENT RELATIF AUX MODALITES D ATTRIBUTION DES AIDES DE l ANR
REGLEMENT RELATIF AUX MODALITES D ATTRIBUTION DES AIDES DE l ANR Valant CONDITIONS GENERALES DES CONVENTIONS ATTRIBUTIVES D AIDE APPLICABLES AUX PROJETS DE RECHERCHE FINANCES PAR L ANR Référence : ANR-RF-2013-01 Plus en détail APPEL D OFFRES OUVERT Passé en application des articles 33, 57, 58 et 59 du Code des Marchés Publics. Cahier des charges administratives particulières
Direction des Ressources Matérielles Maintenance des installations de chauffage, ventilation, plomberie (tranche ferme) du Centre Hospitalier et maintenance multiservice des installations du bâtiment de Plus en détail Vu le dahir portant loi n 1-76-583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l'organisation communale ;
Décret n 2-76-576 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) portant règlement de la comptabilité des collectivités locales et de leurs groupements. Bulletin Officiel n 3335 Bis du Vendredi 1 Octobre 1976 Le Plus en détail CONVENTION DE COMPTE D'INSTRUMENTS FINANCIERS. Conditions générales
CONVENTION DE COMPTE D'INSTRUMENTS FINANCIERS (Entrepreneurs individuels et sociétés 1 ) Conditions générales V. 12-2014 SOMMAIRE CONVENTION DE COMPTE D'INSTRUMENTS FINANCIERS - CONDITIONS GÉNÉRALES... Plus en détail Partie législative QUATRIÈME PARTIE SANTÉ ET SECURITÉ AU TRAVAIL LIVRE SIXIÈME INSTITUTIONS ET ORGANISMES DE PRÉVENTION
CHSCT Partie législative QUATRIÈME PARTIE SANTÉ ET SECURITÉ AU TRAVAIL LIVRE SIXIÈME INSTITUTIONS ET ORGANISMES DE PRÉVENTION TITRE I COMITÉ D HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL CHAPITRE Plus en détail Contrat de livraison direct de gaz naturel. Conditions Générales
Contrat de livraison direct de gaz naturel Conditions Générales Version du 1er avril 2011 Page 2/25 SOMMAIRE DEFINITIONS... 4 ARTICLE 1 - OBJET - CHAMP D APPLICATION... 7 CHAPITRE 1 : CONDITIONS DE LIVRAISON Plus en détail AGENCE BELGE DE DÉVELOPPEMENT ANNEXES
AGENCE BELGE DE DÉVELOPPEMENT ANNEXES MANUEL DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS A 1 Définition de termes p. 3 A 2 Recommandations pour le lancement d un marché de services d un bureau d architecture p. 6 A 3 Plus en détail N o t e m é t h o d o l o g i q u e. Art. 60 du règlement n 1083/2006 et art. 13 du règlement n 1828/2006 - voir annexe n 1.
Modalités de réalisation du contrôle de service fait des opérations cofinancées au titre des programmes du Fonds social européen, pour la période 2007-2013 N o t e m é t h o d o l o g i q u e Sources règlementaires Plus en détail Loi n 15-02 relative aux ports et portant création de l'agence nationale des ports et de la Société d'exploitation des ports promulguée par le
Loi n 15-02 relative aux ports et portant création de l'agence nationale des ports et de la Société d'exploitation des ports promulguée par le Dahir n 1-05- 146 du 20 chaoual 1426 (23 Novembre 2005) (B.O. Plus en détail Règlement du Service Public de Distribution d Eau Potable du SICASIL
Règlement du Service Public de Distribution d Eau Potable du SICASIL SOMMAIRE PRÉAMBULE Conditions générales CHAPITRE I : Le Service de l eau potable Article 1.1 : La fourniture de l eau Article 1.2 : Plus en détail Conditions d utilisation du Contrat de prestation de services de conseil
Contrat de Prestations de Consultant Modèles de contrats V044 I. Conditions d utilisation Conditions d utilisation du Contrat de prestation de services de conseil 1. Conclusion du contrat. En utilisant Plus en détail Note de présentation Concernant le projet de loi n 121-12 modifiant et complétant la loi n 24-96 relative à la poste et aux télécommunications
Royaume du Maroc Ministère de l'industrie, du Commerce, de l'investissement et de l'economie Numérique j i-ji ; < i - - ;es Jij Note de présentation Concernant le projet de loi n 121-12 modifiant et complétant Plus en détail 8 règles d or pour mettre en place le CHSCT et optimiser son fonctionnement
8 règles d or pour mettre en place le CHSCT et optimiser son fonctionnement Livre blanc Octobre 2009 www.editions-tissot.fr - 1 - Définition du CHSCT Le CHSCT (Comité d hygiène, de sécurité et des conditions Plus en détail CONDITIONS GENERALES CGDAVPRO - 11/2009 1- Client 1/7
1/7 CONDITIONS GENERALES CONVENTION DE COMPTE COURANT A USAGE PROFESSIONNEL La présente convention conclue entre d une part le Titulaire désigné aux conditions particulières, qui déclare ne pas être une Plus en détail Réhabilitation du Château VALL ROC. Centre transfrontalier d étude PAU CASALS 66500 PRADES
Réhabilitation du Château VALL ROC Centre transfrontalier d étu PAU CASALS 66500 PRADES P G S C Plan Général Simplifié Coordination en matière Sécurité et Protection la Santé NIVEAU III MAITRE D'OUVRAGE Plus en détail Arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles (M.B. 7.2.2001)
Arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles (M.B. 7.2.2001) Modifié par: (1) arrêté royal du 19 décembre 2001 modifiant l A.R. du 25.1.2001, en ce qui concerne la formation Plus en détail CODE GENERAL DES IMPOTS. (loi n 2012-31 du 31 décembre 2012 publiée au J.O. n 6706 du 31-12-2012)
CODE GENERAL DES IMPOTS (loi n 2012-31 du 31 décembre 2012 publiée au J.O. n 6706 du 31-12-2012) EXPOSE DES MOTIFS La politique fiscale mise en œuvre par le Sénégal depuis quelques décennies traduit la Plus en détail Directives pour la passation des marchés financés par l AFD dans les États étrangers
DOCUMENT PUBLIC EGALEMENT ACCESSIBLE SUR LE SITE INTERNET DE L AFD Directives pour la passation des marchés financés par l AFD dans les États étrangers - Avril 2014 - PREAMBULE En tant qu établissement Plus en détail SPECIMEN CONVENTION DE COMPTE COURANT PROFESSIONNEL OU PERSONNE MORALE
CONVENTION DE COMPTE COURANT PROFESSIONNEL OU PERSONNE MORALE CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST Ex 1 Original CR Société coopérative à capital variable - Établissement de crédit - Plus en détail Objet : Exercice du droit syndical dans la fonction publique de l Etat. Application du décret n 82-447 du 28 mai 1982 modifié P. J.
MINISTÈRE DE LA DÉCENTRALISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE LA MINISTRE Paris, le 3 juillet 2014 Mesdames et Messieurs les ministres Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux et directeurs des ressources Plus en détail Les communes et les intercommunalités sont compétentes pour assurer le service de la distribution d eau et l'assainissement.
Les communes et les intercommunalités sont compétentes pour assurer le service de la distribution d eau et l'assainissement. Elles peuvent gérer ces services directement en régie, ou avoir recours à une Plus en détail PROJET DE LOI N 31-08 EDICTANT DES MESURES DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS
ROYAUME DU MAROC Ministère de l Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies Département du Commerce et de l Industrie PROJET DE LOI N 31-08 EDICTANT DES MESURES DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS Plus en détail COMPTE D EPARGNE-LOGEMENT CONVENTION - CONDITIONS GENERALES (EN VIGUEUR AU 01/06/2013)
BRETAGNE PAYS DE LOIRE COMPTE D EPARGNE-LOGEMENT CONVENTION - CONDITIONS GENERALES (EN VIGUEUR AU 01/06/2013) Page 1 sur 12 I CONDITIONS GENERALES DES COMPTES D EPARGNE-LOGEMENT (CEL) 1 CONDITIONS D OUVERTURE Plus en détail Code de droit économique. Livre VI
Code de droit économique Livre VI Table des matières LIVRE VI. Pratiques du marché et protection du consommateur... 3 TITRE 1er. - Principes généraux... 3 TITRE 2. - Information du marché... 4 CHAPITRE Plus en détail Vu le décret royal n 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) proclamant l'état d'exception ;
Décret royal n 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de comptabilité publique. (Bulletin officiel n 2843 du 26/04/1967 (26 avril 1967)) LOUANGE A DIEU SEUL! Nous, Amir Al Plus en détail Loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux, telle qu'elle a été modifiée par la suite. Texte coordonné.
Loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux, telle qu'elle a été modifiée par la suite. Texte coordonné. Relevé chronologique des actes modificatifs. Le présent texte coordonné comprend Plus en détail 2016 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back

References: l'article 11
 l'article 1
 l'article 3
 l'article 3
 Art. 60
 art. 13