Source: http://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/($IDWeb)/54109F29CBB988318325740F00649BBB
Timestamp: 2019-05-24 09:32:29+00:00

Document:
Resolución MEyOSP 0723/1992. Boletín Oficial n° 27.441, viernes 31 de julio de 1992, pp. .
Citas Legales : Ley 22.520 (t.o. 1992), Ley 23.696 - artículo 49, Ley 23.928, Ley 23.696 - artículo 48, Decreto 01105/1989, Decreto 00438/1992 - anexo I - artículo 19
VISTO el Expediente N° 785.004/92 del Registro de la SECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA , y
Que el 2 de marzo de 1989 entre AGUA Y ENERGIA ELECTRICA SOCIEDAD DEL ESTADO y el Consorcio integrado por las Empresas BENITO ROGGIO e HIJOS SOCIEDAD ANONIMA y TECSA SOCIEDAD ANONIMA, se celebró el contrato N° 773 para el replanteo planialtimétrico, la provisión parcial de materiales, el transporte de los mismos hasta el lugar de emplazamiento, la construcción de las fundaciones y el montaje completo del Tramo I de la Línea de Transmisión en CIENTO TREINTA Y DOS KILOWATIOS (132 kW) entre la Estación Transformadora Güemes y la Estación Transformadora Cevil Pozo.
Que a poco de iniciarse los trabajos, en marzo de 1989, la grave crisis económica entonces imperante determinó la paralización total de las obras en agosto de 1989, habiéndose ejecutado tareas de tan escasa magnitud que sólo representan el CERO CON CIENTO TREINTA Y NUEVE POR CIENTO (0, 139%) del monto de la obra..
Que en el marco del régimen de recomposición de contratos, instituido por el Artículo 49 de la Ley N° 23.696, el 30 de octubre de 1990, AGUA Y ENERGIA ELECTRICA SOCIEDAD DEL ESTADO y el Consorcio integrado por las Empresas BENITO ROGGIO e HIJOS S.A. y TECSA S.A., celebraron un acuerdo "ad referéndum" del Señor MINISTRO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS que nunca obtuvo la requerida aprobación.
Que en noviembre de 1991 el Consorcio mencionado presentó una nueva propuesta de recomposición del contrato incrementando los montos previamente acordados en más de un SESENTA POR CIENTO (60%). Esta fue rechazada por AGUA Y ENERGIA ELECTRICA SOCIEDAD DEL ESTADO por ser carente de fundamento.
Que entre los meses de diciembre de 1991 y mayo de 1992 el contratista presentó diversas ofertas que AGUA Y ENERGIA ELECTRICA SOCIEDAD DEL ESTADO rechazara en virtud de dispuesto por la Ley N° 23.928 y por exceder en forma irrazonable el monto original del contrato.
Que la intransigencia del contratista imposibilitó la recomposición del contrato por no ajustarse a los requisitos previstos en el artículo 49 de la Ley 23.696 resultando, en consecuencia, necesario proceder a su rescisión conforme los términos del artículo 48 de la aludida norma legal.
Que el MINISTRO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS se encuentra facultado para el dictado del presente acto en virtud de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley N° 23.696, el Decreto Reglamentario N° 1.105 del 20 de octubre de 1989 y el Artículo 19 de la Ley de Ministerios (t.o.1992).
ARTICULO 1°- Declárase rescindido, en los términos del Artículo 48 de la Ley N° 23.696, el Contrato N° 773, suscripto el 2 de marzo de 1989, entre AGUA Y ENERGIA ELECTRICA SOCIEDAD DEL ESTADO y el Consorcio integrado por las Empresas BENITO ROGGIO e HIJOS SOCIEDAD ANONIMA y TECSA SOCIEDAD ANONIMA para el replanteo planialtimétrico, la provisión parcial de materiales, el transporte de los mismos hasta el montaje completo del Tramo I (Estación Transformadora GÜEMES - ROSARIO DE LA FRONTERA), de la Línea de Transmisión en CIENTO TREINTA Y DOS KILOWATIOS (132 kW) entre la Estación Transformadora Güemes y la Estación Transformadora Cevil Pozo.
ARTICULO 2°- Instrúyese al Señor Interventor en AGUA Y ENERGIA ELECTRICA SOCIEDAD DEL ESTADO a efectuar los trámites y gestiones necesarios para efectivizar lo resuelto en el artículo precedente.
ARTICULO 3°- El presente acto comenzará a regir a partir de la fecha de su dictado.
RESOLUCION M.E.yO.S.P. N ° 723

References: artículo 49
 artículo 48
 artículo 19
 Artículo 49
 artículo 49
 artículo 48
 artículo 48
 Artículo 19
 Artículo 48