Source: http://docplayer.cz/2635168-E-integrovany-operacni-i-511-ww.html
Timestamp: 2018-05-21 11:21:51+00:00

Document:
É INTEGROVANÝ OPERAČNÍ I 511 WW - PDF
É INTEGROVANÝ OPERAČNÍ I 511 WW
Download "É INTEGROVANÝ OPERAČNÍ I 511 WW"
1 KUJIP00ZFTZE É INTEGROVANÝ OPERAČNÍ I 511 WW PROGRAM ftminilll EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ R02V0J KrajVysocmci S m l o u v a o d í l o uzavřená podle 536 a násl. zákona 6.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") 1. Smluvní strany Objednatel: se sídlem: zastoupený: k podpisu smlouvy pověřen: zástupce pro věci smluvní: zástupce pro věci technické: tel./fax IČ: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: Kraj Vysočina Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl Ing. Stanislav Munduch / CZ Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava /6800 Zhotovitel: se sídlem: jednající: zástupce pro věci smluvní: zástupce pro věci technické: hlavní stavbyvedoucí: tel./fax: IČ: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: zápis v obchodním rejstříku: RENO - stavební firma s.r.o. Ke Spravedlnosti 667, Jaroměřice nad Rokytnou Ing. Vladimír Konvalina, jednatel Ing. Vladimír Konvalina, jednatel Milan Balík Ing. Vladimír Konvalina CZ Česká spořitelna, a.s /0800 spisová značka C vedená u Krajského soudu v Brně Prohlášení Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ- CPA 41 až 43, 1/13
2 prohlašuje, že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy, V souladu s ustanovením 5 odst. (3) zákona /2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. 2. Předmět díla Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní předmět (dodávku) díla: Transformace ÚSP Jinošov III. - Rekonstrukce rodinného domu č.p. 859 v Náměšti nad Oslavou" 2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace: Transformace ÚSP Jinošov llí. --- Rekonstrukce RD č.p. 859 v Náměšti nad Oslavou" včetně soupisu stavebních práci, dodávek a služeb s výkazem výměr, vypracované projekční kanceláří Ing. Lubomíra Krechlera Masarykova 554, Okříšky a bude proveden v souladu se specifikacemi prací, materiálů a souvisejících výkonů uvedených v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky. Odpovědnost za správnost a úplnost projektové dokumentace nese objednatel. Projektová dokumentace v listinné i v elektronické podobě po jednom vyhotovení bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem, způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, materiálů a souvisejících výkonů nutných k řádnému provedení díla Součást dodávky stavby je rovněž: Projektová dokumentace skutečného provedení stavby: Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena dokumentace skutečného provedení a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event, přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména: Zajištění splnění podmínek z územního rozhodnutí, ze stavebního povolení včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí, Zajištění používání ucelených stavebních systémů dle technických listů a technologických podmínek výrobců s povinností předložit tyto doklady objednateli před zahájením provádění, Zajištění předkládání technologických postupů provádění zpracovaných oprávněnou osobou vždy před započetím montáží, Zajištění průběžné likvidace odpadů prostřednictvím oprávněného subjektu, 2/13
3 Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), Zajištění dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů, pokynů objednatele pro provádění prací ve vazbě na okolní provoz, zejména pokud se týká přesných časových limitů pro provádění některých prací. Náklady na výše uvedené drobné práce, činnosti a povinnosti jsou zahrnuty v ceně díla. Nezajistí-li zhotovitel v průběhu provádění díla plnění těchto prací a činností, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši Kč. Tuto pokutu je možno ukládat opakovaně dokud nedojde ke zjednání nápravy Rozsah a kvalita předmětu díla je dána: a) výše uvedenou projektovou dokumentací vč. soupisu prací a výkazu výměr, b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, c) touto smlouvou, d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v č\. 2. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla postupovat v souladu se závaznými pokyny uvedenými v Příručce pro žadatele a příjemce, Oblast intervence 3.1. Služby v oblasti sociální integrace, Aktivita A, Integrovaného operačního programu, které se týkají předmětné akce Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel Budou-lí u předmětu díla vynuceny změny nebo rozšíření předmětu díla, vyplývající zejména z rozporu mezi údaji zadávací dokumentace a výkazem výměr, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše ceny v místě a Čase obvyklé, a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. V případě méně prací bude jejich cena odečtena z celkové ceny za dílo ve výši podle jednotkových cen cenové nabídky zhotovitele Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám nebo rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, ocenit podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše ceny v místě a čase obvyklé a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. O těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 15 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díía požadovat v době do 30 kalendářních dnů před termínem dokončení dila uvedeným v této smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení 3/13
4 díla. V případech mimo rámec těchto omezení (tj. změny nepřekročí 15 % z celkové ceny díla a požadavek bude oznámen nejméně 30 kalendářních dnů před dokončením díla) je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah dosud neprovedené části předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel je povinen před předáním staveniště a před zajištěním materiálů a dodávek, potřebných pro dodávku předmětu díla, provést kontrolu souladu výkresové části, textové části a kontrolu specifikací projektové dokumentace a zadávací dokumentace a písemně upozornit objednatele na případné rozdíly. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1 této smlouvy Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost svého subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým subdodavatelem vyžádat souhlas objednatele. V případě, že objednatel nebude souhlasit s uzavřením takové smlouvy, je zhotovitel povinen oslovit alespoň tři dodavatele na tutéž subdodávku a předložit nabídky alespoň tří různých dodavatelů. Přitom má objednatel právo rozhodnout o vyzvání dalších, jím určených dodavatelů k podání nabídky. O výběru konkrétního subdodavatele rozhodují obě strany společně. V případě, že k dohodě nedojde, rozhoduje o výběru subdodavatele Zhotovitel Zhotovitel na své náklady vypracuje a předloží před podpisem smlouvy Finanční harmonogram (měsíční) a Časový harmonogram v členění na týdny, který bude zpracován formou řádkového harmonogramu, bude vypracován na základě časové analýzy projektu a z kterého budou zřejmé vzájemné technologické vazby mezi jednotlivými činnostmi. Rozsah a obsah jednotlivých činností bude korespondovat s oddíly dle výkazu výměr. Zhotovitel je povinen v případě potřeby Časový harmonogram průběžně aktualizovat. Nepředložení harmonogramů bude považováno za neposkytnutí součinnosti zhotovitele a bude důvodem k nepodepsání smlouvy. 3. Termín plnění, staveniště 3.1. Místo plnění: obec Náměšť nad Oslavou, pozemky p.č. st a p.č. 780/131 v k. ú. Náměšť nad Oslavou 3.2. Práce budou zahájeny: květen 2013 (předpoklad) 3.3. Předmět díla bude dokončen nejpozději: /13
5 3.4. Provedením předmětu dila se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, provedení úklidu mokrou cestou, předání požadovaných dokladů, dokumentací, revizí a protokolů, die této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla a nesplnění úplného dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v bodě 3.3. Smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodlení Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem Staveniště - objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději pět dnů před zahájením prací, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště, - o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu, - provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Zhotovitel je povinen poskytnout kancelář nebo její část pro umožnění činnosti technického a autorského dozoru, koordinátora BOZP a pro konání kontrolních dnů. - jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií a jejich připojení na odběrná místa, - zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru a koordinátora BOZP podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu, - zhotovitel je povinen před zahájením prací na své náklady zabezpečit na staveništi publicitu a propagaci objednatele. Bližší informace uvedeny na Informační panel zhotovitele nesmí být větší než informační panel objednatele. Dále je povinen zajistit publicitu poskytovatele dotace na své náklady v souladu s Pravidly pro provádění informačních a propagačních opatření, které jsou přílohou č. 10 Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 3.1 který je k dispozici na c 10 Pravidla pro prováděni informacn ich a propaqacnich opatreni.doc. Povinností zhotovitele je umožnit, aby informační panel byl po celou dobu stavby viditelný. Pokud dojde v průběhu realizace díla dle této smlouvy k poškození výše uvedeného, je zhotovitel povinen na své náklady zajistit výrobu nové informačního panelu a jeho opětovné umístění. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele, - zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak, - nevyklidi-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací. 5/13
6 4. Cena za dílo 4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto: Cena celkem bez DPH: DPH 15%: Kč Kč DPH 21%: Cena celkem s DPH činí: Kč slovy: dvamilionypětsetosmdesátpětčtyřicetdva korun českých Kč 4.2. Cena uvedená v této smlouvě je sjednaná jako cena nejvýše přípustná s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul veškeré náklady vyplývající z ustanovení této Smlouvy o dílo a z požadavků zadávací dokumentace na tuto akci, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících podmínek: - při změně právních předpisů určujících sazby daně z přidané hodnoty - v případech stanovených v čl. 2.6., 2.7. a v případě změny zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění - v případech, kdy důvodem pro změnu ceny bude provedení víceprací (viz čl. 2.6., 2.7. Smlouvy), jsou smluvní strany povinny respektovat podmínky pro zadávání dodatečných stavebních prací stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, případně metodikou poskytovatele dotace. Ve výše uvedených případech, jejichž důsledkem je změna sjednané ceny, bude vždy uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 5. Financování 5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže sjednaných lhůtách. Za dílčí plnění jsou dohodou smluvních stran považovány stavební práce provedené zhotovitelem vždy v průběhu těchto časových úseků (období):» od zahájení prací do od do od do dne skutečného předání a převzetí dokončeného díía. Každé dílčí plnění uskutečnění dle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného období. Provedené práce budou fakturovány za dané období. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím vdaném období, které budou odsouhlaseny autorským dozorem a zástupcem objednatele pro věci 6/13
7 technické na zjišťovacím protokolu - soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel, Faktura - daňový doklad bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného období. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 90% celkové ceny díla. Zbývajících min. 10%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno po předání a převzetí hotového dí!a do 60 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedostatků. Průběžná fakturace: -při fakturování jednotlivých položek je firma zhotovitele povinna samostatně fakturovat položky ze soupisu skutečně provedených prací, které jsou dle zákona o daních z příjmu vyčleněny pokynem Pokyn GFR č. D-6 jako samostatné movité věci. Tyto položky budou fakturovány na samostatných soupisech skutečně provedených prací a bude vystavena samostatná faktura. V případě rozporu mezi vyznačením těchto položek ve výkazech výměr a jejich faktickou náplní dle tohoto pokynu je firma povinna upozornit objednatele a dále postupovat dle zákona o daních z příjmu a ne dle projektové dokumentace, - při fakturování bude zhotovitel používat systém excelových tabulek obsahujících kromě oceněného rozpočtu i sloupce množství a cena v daném měsíci, sloupce množství a cena nasčítána za všechny měsíce a sloupce množství a cena zbývá fakturovat. Stejně budou připravovány i fakturace případných méněprací a víceprací. - v případě změn (více a méněprací) bude zhotovitel vést jejich evidenci dle pokynů objednatele. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany rovným dílem Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 60 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Objednatel je povinen provést úhradu fakturovaných částek výhradně na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách číslo projektu CZ. 1.06/3.1.00/07,08060, název projektu: Transformace USP Jinošov III - Rekonstrukce rodinného domu č.p. 859 v Náměšti nad Oslavou" a identifikační číslo EDS: 11334B000192, financováno z IOP, účelový znak pro investiční výdaje a účelový znak pro neinvestiční výdaje Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje V případě, že objednateli vznikne nárok na majetkovou sankci dle této smlouvy, bude tato vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek majetkových sankcí je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně započtena vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit. 7/13
8 6. Stavební deník 6.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 5) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však dvakrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně subdodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání. 7. Převzetí předmětu díla 7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložit objednateli zejména: - projektovou dokumentaci skutečného provedení v rozsahu dle odst Smlouvy, - protokoly ze všech provedených zkoušek a měření dle příslušných technických norem veškeré revizní zprávy (elektro, hromosvod, VZT, spalinové cesty,...) - bez závad - doklady o vlastnostech použitých materiálů, výrobků a ucelených systémů (prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, osvědčení, technické listy,...) - protokoly o výchozích kontrolách provozuschopnosti systémů a zařízení - protokoly o zaškolení obsluhy, návody k obsluze - seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a kopie záručních listů, Bez výše uvedených dokladů a dokumentací nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady podle podmínek této smlouvy a nebude-li vykazovat předmět díla žádné vady a nedostatky. Objednatel může převzít dílo vykazující vady nebo nedostatky nebránící užívání díla Dnem podpisu převzetí odstranění poslední vady, nedostatku nebo přejímacího protokolu bez vad a nedostatků, přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za iškody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem. 8/13
9 7.5. Vadou díia se pro účely této smlouvy rozumí snížení funkčnosti části díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedostatkem se rozumí odchylka v kvalitě nebo parametrech díla oproti zadávací dokumentaci K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření jednat v technických věcech dle této smlouvy Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 8. Ostatní podmínky smlouvy 8.1. Smluvní strany berou na vědomí, že zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí provádět výkon technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy Výkonem technického dozoru stavebníka byli pověřeni zaměstnanci objednatele Ing. Stanislav Munduch a Ing. Eduard Jozífek, kteří jsou oprávněni: - kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy, - upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky, - dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozi-li jiné vážné škody, - kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy Zhotovitel bude objednateli průběžně poskytovat aktuální informace o stavu jednotlivých částí veřejné zakázky, a to na základě písemné žádosti objednatele. Zároveň bude zhotovitel průběžně předávat fotodokumentaci (rozčleněnou do složek dle jednotlivých stavebních oddílů) prováděných prací a zakrývaných konstrukcí na CD vždy nejpozději ke kontrole provedených prací na zjišťovacím protokolu před vystavením faktury za dané období Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka (objednatele) ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka (objednatele) odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad. 9/13
10 8.8. Pokud se technický dozor stavebníka (objednatel) přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejích odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. ZpůsobMi tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištěni vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 9. Záruky 9.1. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla Vzájemnou dohodou a v souladu s 562 a 563 Obchodního zákoníku se stanoví záruční doba na předmět díla v délce 60 měsíců Veškeré dodávky strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou výrobcem, nejméně však 24 měsíců. K těmto strojům a zařízením budou zhotovitelem dodány kopie záručních listů k datu předání a převzetí díla Záruka zhotovitele za vady začíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedostatků, respektive dnem odstranění poslední vady a nedostatku Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu Kč za každý den, o který nastoupí později, Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení faktury Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel 10/13
11 povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožni užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 24 hodin od uplatnění. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli do 30-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu Kč za každý den, o který nastoupí později. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutých lhůtách, je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 30-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodleni O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba. Pokud dojde k reklamaci v době nepříznivých klimatických podmínek je povinen zhotovitel reklamovanou vadu alespoň provizorně opravit a závadu sledovat až do definitivní opravy v příznivých klimatických podmínkách. O dobu od uplatnění reklamace až do odstranění vady a následného převzetí objednatelem se prodlužuje záruční doba Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení faktury. Pro náhradu škody platí ustanovení 373 a násl. obchod, zákoníku s tím, že se smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. 10. Kontroly poskytovatele dotace a jiných orgánů Plnění veřejné zakázky budou pracovníci poskytovatele monitorovat a kontrolovat. Poskytovatel je oprávněn si ověřit realizaci veřejné zakázky, resp. poskytování služeb v místě jejich poskytování. V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a článku 4 Nařízení Komise (ES) č. 438/2001 je zhotovitel povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci zakázky uváděných v monitorovacích zprávách se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel a jím pověřené osoby, územní finanční orgány, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případě další orgány oprávněné k výkonu kontroly. Zhotovitel má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k projektu pínili také subdodavatelé a partneři projektu. 11/13
12 Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o všech provedených kontrolách ze strany oprávněných osob, o všech navržených nápravných opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol, a o jejich splnění. Zhotovitel je povinen realizovat nápravná opatření, která mu byla uložena oprávněnými subjekty na základě kontrol prováděných při monitorování projektu, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě a v souladu s 18 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Dále je povinen informovat o splnění nápravných opatření toho, kdo tato nápravná opatření uložil. Zhotovitel má povinnost archivovat doklady spojené se zakázkou minimálně do Pojištění díla Pojištění zhotovitele Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobenou jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši min. 5 mil. Kč. Dokiad o pojištění platném po celou dobu realizace díla je povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy. Nepředložení dokladu o pojištění bude považováno za neposkytnutí součinnosti zhotovitele a bude důvodem k nepodepsání smlouvy Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech Náklady na pojištění nese Zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednané ceně. 12. Závěrečné ustanovení Smlouvu lze změnit jen písemnou formou -- dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy Tato smiouva je piatná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanoveni Obchodního zákoníku a nejsou-li i zde upravena příslušnými ustanoveními, pak platí ustanovení Občanského zákoníku Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku tvořící předmět této smlouvy sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám 12/13
13 podílejícím se na zadání veřejné zakázky a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené ust. 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, předložit objednateli jako veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 10% z celkové ceny plnění, případně z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění přesahuje 1 rok Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměli jeho obsahu a na důkaz shody o celém rozsahu této smlouvy připojují své podpisy Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele. Příloha: položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) V Jaroměřicích n. Rokytnou, dne -2?.\^:.2ř^ V Jihlavě, dne Za zhotovitele: za objednatele: Ing. Vladimír Konvalina jednatel sta vebn í jh ma s. k o. Ke spravedlnosti Jaroměřice nad Rokyinou tel.: DIČ: CZ // Ing' Libor Joukl náměstek mestek hejtmana pro oblast majetl majetku dopravy a silničního hospodářství 13/13
14 Akce: TRANSFORMACE USP JINOŠOV lil. Rozpočet: Rekonstrukce RD Náměšť nad Oslavou 859 REKAPITULACE ROZPOČTU REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl : Cena bez DPH DPH Cena celkem Stavební část Kč Kč Kč Bourací práce Kč Kč Kč TZB (ZTI +ÚT) Kč Kč Kč Elektromontáže Kč Kč Kč Elektromontáže - VYČLENĚNÉ POLOŽKY DLE D Kč Kč Kč Venkovní objekty a úpravy Kč Kč Kč Vedlejší a ostatní náklady Kč Kč Kč CELKEM OBJEKT Kč Kč Kč Vypracoval: Ing. Vladimír Konvalina Datum : 1G~S. Qjc4^ POZNÁMKA: REAÍÍJ " stavební firmú, s.r.o. Ke spravedlnosti 66 / /*\ 57> 51 Jaroměnce nad RoKytno^. J ^ M \!/ DIČ: CZ \ UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO VÝKAZU VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH POLOŽKOVÝCH VÝKAZŮ VÝMĚR VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACI A KRYCÍ LIST. Stránka 1 z 1
15 Ohjfíkl í)t<ivl)íl Pr )jektant ZF racovatel projektu 01 jednatel POLOŽKOVÝ ROZPOČET 0 Slíivchní ří-i.t Název objektu UMioiisiriikn.'; Ul) ř:.j».í«í*!í v N;ni<fóti n. O. JKSO SKP Měrná jednotka Počet jednotek 0 1 rí'hsío lllřw'(} IIS{».IÍMO! V -l>v lil. Náklady na m.j. 0 Typ rozpočtu Dc davatei RENO - stavební firma s.r.o. Zakázkové číslo Rozpočtoval 'A t.liidni io2 Jufitv6 i»í'-ííi;hív HSV celkem Z PSV celkem R M práce celkem 0 N M dodávky celkem 0 ZRN celkem R OZPOČTOVÉ NÁKLADY Počet listů HZS 0 ZRN+HZS ZRN+HZS ,Vypi«icov»í /.i) /liotovifolf! /«i nljjcriiiftfclo Jméno: Jméno: Jméno: Datum: Datum : Q,0/[Q Datum: Podpis: IfÉliiW? " sunwhn/firiliá s.r. Ke spravedlnosti ^jn/ Jaromčřioé nad rmytnou tel.: 56^440 DIČ: cň^^srlim Podpis: 0. Základ pro DPH 21,0 % 0 Kč DPH 21,0 % 0 Kč Základ pro DPH 15,0 % Kč DPH 15,0 % Kč :.:i-.na /'A Ub.ILKT CLLI(LAfl_ i im uč POZNÁMKA: Dodavatel stavby provede kontrolu všech výpočtových vzorců použitých v tomto výkazu výměr. Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 1
16 REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ j fifti.vrhní <iíl i iliv K'.V Duiiňvliii itioničv'. fhzs" 1 Zemní práce Základy a zvláštní zakládání Svislé a kompletní konstrukce Sádrokartonové konstrukce Úpravy povrchů vnitřní Úpravy povrchů vnější Podlahy a podlahové konstrukce Dokončovací konstrukce na pozemních stavb Izolace proti vodě Izolace tepelné Konstrukce klempířské Krytiny tvrdé Konstrukce truhlářské Konstrukce zámečnické Otvorové prvky z plastu a hliníku Podlahy z dlaždic a obklady Podlahy povlakové Obklady keramické Nátěry Malby Vnitřní vybaveni CLLKUM OLÚLKT fifiii lfi O SSSIlllI rr. J2 Zpracováno programem BUlLDpower, RTS, a.s. Strana 2
17 Položkový rozpočet Stavba: Transformace USP Jinošov III. Rozpočet: 0 Objekt: Rekonstrukce RD č.p.859 v Náměšti n. 0. Stavební část P.č, číslo položky Název položky I MJ I množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 1 Zemní práce 2 122M00009 ODKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ V HORNINĚ TŘ.5, Prohloubeni terénu a vytvoření zářezu v zastavěné ploše pro budoucí nové podlahy. Včetně naložení na dopravní prostředek, Včetně přfplatku za lepivost. 0, S/V.9 Í! 14.!)': ' V.;H'Í:.Ví) M3 15, , , M00011 NAKLÁDÁNI VÝKOPKU M3 15, RpoK00012 Cnlhr.ni Díl: 2 VODOROVNÉ A SVISLÉ PŘEMÍSTĚNI VÝKOPKU na skládku včetně uložení a skládkovného poplatku. / Semni prňfífi Základy a zvláštní zakládání M3 15, i '."Huso 5 271D+M015 ZÁSYP HUTNĚNÝM ŠTĚRKEM FRAKCE 8-63MM M3 8, ,00 U.IXJW.W W.snn.81! Í3,'1) 6 273D+M017 PODLAHOVÁ PODKLADNÍ BETON.DESKA - BETON C25/20 M3 8,900 tuocm, dodávka betonu + provedenf podlahové rovinné desky. Včetně celoplošné dilatace v max. rastru 6x6m. Včetně příplatků za stržení povrchu. Včetně použití vibračních zařízení. U)f>x t).lx(;>a,644 ;»?.*)s-í;,íí1 l4.g-r7.agt:m) 7 273D+M019 VÝZTUŽ ZÁKL.DESEK SVAŘOVANOU SlTl - sítě KARI z materiálu BSt 500 M 150x150/6mm nosných betonových konstrukci (87m2) (s překládáním sítí o 1oko) T 0, , RpoM00021 BOURÁNI PROSTUPŮ PŘES STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ KUS 4,000 PASY BETONOVÉ TL. 700MM, průměr prostupu minimálně 250mm. Včetně osazení a obetonování chránlčky pr. 250mm. 9 RpoK00022 Díl: 3 Caílicin y.n PŘESUN HMOT PRO ODDÍL ZÁKLADY veškeré přesuny hmot potřebné pro oddíl "Základy" 2 Základy o zvlňšiní Knkláilónl Svislé a kompletní konstrukce D+M025 ZDIVO Z PŘESNÝCH PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC BÍLÝCH, tl. stěny 375mm, celoplošně na systémové lepidlo. Rozm. 375x249x599mm. P U max bez omítek 0,216 W/m2K. Včetně l,2 X (W/í. X (X,?! <>,<> i 11 RpoK00027 UKOTVENÍ VNITŘNÍCH STĚN vnitřních nosných k pórobetonovým obvodovým konstrukcím plochými systémovými kotvami, do každé druhé vrstvy 2 kotvy a svislým maltovánfm spáry Wm? 1,1 Í 4.2 i?.'/ '?- 12 RpoD+M029 NADSTŘEŠNÍ ČÁST "OBALU" NOVÉHO KOMÍNA. Vnějšf obvod 60x60cm, v. 1,35m (65cm nad hřeben). Zdivo tl. 140mm, systémové, bezúdržbové, šamotové. Včetně systémového vyspárování cihel. Kompl 1,000 M3 6,120 M 15,000 M2 2, RpoD+M030 KRYCÍ DESKA KOMÍNOVÁ - D+M. Komín rozm. 60x60cm, deska 70x70cm, spádovaná. Kruhový otvor pro odkouření. Prefabrikovaná ŽB, povrchová úprava hydrofobizovaná. KUS 1,000 Vybaveni spáry kluzné pro dilataci vložky + trvale pružný tmel. 14 RpoD+M031 VYSTROJENI KOMlN. TĚLESA NEREZOVOU SYSTÉM. VLOŽKOU pr.150mm. V. komína 10,95m. Včetně systémových tvarovek (odvod kondenzátu, vymetací a revizní dvířka, napojení kouřovodu, kryt vyústění odkouření,...). Včetně stavebního zapravení tvarovek. KOMPL 1, Vtí <ixt),uii ,00 25,00 375, , Zpracováno programem BUlLDpower, RTS, a.s. Strana 3
18 Položkový rozpočet Stavba : Objekt: Transformace ÚSP Jinošov III. Rekonstrukce RD č.p.859 v Náměští n. 0. Rozpočet: 0 Stavební část P.C. Číslo položky Název položky množství cena/ MJ celkem (KČ) D+M032 ZDIVO Z PŘESNÝCH PÓROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK BÍLÝCH, tl. stěny 150mm, celoplošně na systémové lepidlo. M2 56,600 Rozm. 150x249x599mm. P ;>,/!->; (1.«i / í V. 1 :VK$.1; i/3(>) : : v,li D+M034 ZDIVO Z PŘESNÝCH PÓROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK BÍLÝCH, tl. stěny 100mm, celoplošně na systémové lepidlo. Rozm. 100x249x599mm. P i- :W>> >',/ D+M036 UKOTVENÍ PŘÍČEK k pórobelonovým nosným konstrukcím plochými kotvami X II : 0 M2 16,400 M 34, RpoD+M038 CELOOBJEMOVÉ VYPLNĚN! MEZER PUR PĚNOU - mezi Mb 30,800 nově vyzděnými příčkami tl.150mm a tuhou stropní konstrukci 19 RpoD+M039 CELOOBJEMOVÉ VYPLNĚNÍ MEZER PUR PĚNOU - mezi Mb 7,000 dozdívkou v okenních otvorech a překladem, tl. stěny 400mm. 20 RpoD+M040 ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ KOMBIFIXU pomoci bílých pórobetonových hladkých příčkovektl.15cm zděných na systémové lepidlo D+M041 INSTALAČNÍ PŘIZDlVKY Z BlLÝCH PÓROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK HLADKÝCH TL.15CM NA SYSTÉMOVÝ TMEL - v soc. místnostech pro zazděné vedeni rozvodů ZTI k zařizovaclm předmětům (UMU 'Uoxi/.i KUS 3,000 M2 11, , , , , P00043 OSAZENÍ PŘEKLADU SVĚTLOST DO 180 cm KUS 3, D00044 PŘEKLADY SYSTÉMOVÉ pórobetonové nenosné do příčky tl.150mm, délka překladu 1,25m KUS 3, D+M045 MONTÁŽ A OSAZENI VÁLCOVANÝCH NOSNlKÚ DO 6.14 T 0, ,87 3x4,0xM, D00047 TYC OCEL OZNAČ 14 - DODÁVKA, včetně nátěru 1x T 0,212 základním + 2x vrchním em Mx 4,5x14,3/ :< l. I 25 RpoD+M049 ZMONOLITNÉNÍ OCELOVÝCH PRÚVLAKŮ - betonem C20/25 včetně dovozu a jeho uložení, včetně použití ponorných nebo přlložných vibračních zařízení včetně podbednění překladu M3 0, , , D+M050 PLENTOVÁNl OCEL.NOSNlKŮ v. 14CM M2 1, ,00 807,66 27 RpoK00052 Celkem xn Díl: 311 1,!>:</. :<>). 14 x3 PŘESUN HMOT - veškeré přesuny hmot potřebné pro oddíl "Svislé a kompletní konstrukce" 'i iivialó a kompletní konauukvc Sádrokartonové konstrukce 28 RpoD+M055 PŘEDSTĚNA SÁDROKARTONOVÁ SPŘAŽENÁ, opláštění SDK vodovzdornými deskami řj.12,5mm, kotvení k nosné konstrukci pomocí CD profilů 60x27mm a přímých závěsů max 125mm pro CD 60x27mm. 29 RpoD+M056 SDK OPRAVA ROVNÉHO PODHLEDU MlSTNOSTl SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ. Opláštění vodovzdornými SDK deskami tl.15mm, kotvení k nosné konstrukci pomocí CD profilů 60x27mm a závěsného systému pro CD 60x27mm max. délky 15cm. 3,0!)X3,4!» íyj Kompl 1,000 M2 8,300 M2 17, i OK XW.ÍI , ,00 Zpracováno programem BUlLDpower, RTS, a.s. Strana 4
19 Položkový rozpočet Stavba: Transformace USP Jinošov III. Rozpočet: 0 Objekt: Rekonstrukce RD č.p.859 v Náměšti n. 0. Stavební část P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ čolkem (Kč) 30 RpoD+M058 SDK OPLÁŠTĚNÍ ROHU PODSTROPNÍOO TRUBNÍHO VEDENÍ V MÍSTNOSTI SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ. Opláštění vodovzdornými SDK deskami tl.15mm, kotveni k nosné konstrukci pomocf CD profilů 60x27mm a závěsného systému pro CD 60x27mm max. délky 15cm. M2 9, ,00 31 RpoK00060 Cvllivhi >u Díl: 61 5 í,(!!>; 3,3) >: 1 PŘESUN HMOT - veškeré přesuny hmot potřebné pro oddíl "Sádrokartonové konstrukce" 311 UfiiUaltíii tonová kt>ns1tnlit;o Úpravy povrchů vnitřní D+M063 OMÍTKA ZDIVA - dvouvrstvá vápenná s povrchem štukovým, podklad opatřit cementovým špricem. Tl. omítkového jádra 1,5cm, min. objemová hmotnost 1900kg/m3. Dodržet normové odchylky rovinatosti omítek! íic\g>rx i Hi/iyV i 10,3 S í 1,1 : IIÍ -X), D+M065 OMlTKA ZDIVA - jednovrstvá jádrová pod obklady, podklad opatřit cementovým špricem. Tl. omítkového jádra 1,5cm, min. objemová hmotnost 1900kg/m3. Dodržet normové odchylky rovinatosti omítekl 34 RpoD+M066 OMlTKA STROPU OPRAVA. Očistit stávající povrch stropu, napenetrovat stavebním penetračním lepidlem. Dále provést vápennou štukovou omítkou s podkladem ze stavebního flexi lepidla vyztuženého celoplošně sktolaminátovou perlinkou. M)% / enlkoy': pludiy :jíei<',h ;;Ik> HI 35 RpoD+M068 OMlTKA STEN OPRAVA. Očistit stávající povrch stěn, napenetrovat stavebním penetračním lepidlem. Dále provést vápennou štukovou omítkou s podkladem ze stavebního flexi lepidla vyztuženého celoplošně sklolaminátovou perlinkou. ')()%? rolkovó pkitihy sióv^jídch sičiiovýdi Oniíl:k 36 RpoD+M070 PLASTOVÉ LIŠTY bílé na vyztužení rohů v omítkách na stěnách. Osazení ve vrstvě štukové omítky. Kotvit pomocí flexibilního lepidla napenetrovaného stavebním penetračním lepidlem. 37 RpoD+M071 OKENÍ APU LISTY k nově osazeným okenním a dveřním výplním. Plastové bílé samolepící. Včetně montáže, D+M072 OMÍTKA DVOUVRSTVÁ VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ VNITŘNÍHO OSTĚNÍ OKENNÍHO NEBO DVEŘNÍHO Kompl 1,000 M2 170,900 M2 20,500 M2 86,000 M2 415,000 M 33,800 M 36,900 M2 9, '/v. OVJ'.un 253, ,70 192, , , ,00 15,00 507,00 25,00 922,50 305, ,00 : '/// M00074 ZAČIŠTĚNÍ OMÍTEK KOLEM OKEN, DVEŘÍ, PODLAH A OBKLADŮ 40 RpoK00075 PŘESUN HMOT - veškeré přesuny hmot potřebné pro oddíl "Úpravy povrchů vnitřní" Cr.ltium?.u (U Ufmivv povrchů vnitřní Dfl: 62 Úpravy povrchů vněiší 41 RpoD+M078 ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL.2-5CM. Kompl. D+m s izolantem z tvrzeného fasádního polystyrenu XPS, včetně podkladní povrch, úpravy - 3x podkl. fasádní tmel + sklolaminát. výztužná síťky, včetně finální povrchové úpravy, dilatačních a kotevních prvků JW0.9 33,í.;.3!! 3'.US 42 RpoD+M080 ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL.2-5CM. Kompl. D+m s izolantem z tvrzeného fasádního polystyrenu XPS, včetně podkladní povrch, úpravy - 3x podkl. fasádní tmel + sklolaminát. výztužná síťky, včetně dilatačních a kotevních prvků M 61,000 Kompl 1,000 M2 141,900 M2 4, i (idti.v.q , ,00 Zpracováno programem BUlLDpower, RTS, a.s. Strana 5
20 Položkový rozpočet Stavba: Transformace USP Jinošov III. Rozpočet: 0 Obiekt: Rekonstrukce RD č.p.859 v Náměšti n. 0. Stavební část P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 43 RpoD+M081 ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL.30MM PRO OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETY. Kompletní dodávka a montáž s izolantem z tvrzeného fasádního polystyrenu XPS, včetně finální povrchové úpravy, dilatačních a kotevních prvků D+M082 POTAŽENÍ STAVEBNĚ UPRAVENÉHO A SROVNANÉHO VNĚJŠÍHO POVRCHU NA SOKLU silikátovou kamínkovou mozaikou střední hrubosti ť)xn,:$ D+M084 OMÍTKA ZDIVA JÁDROVÁ MVC, podklad opatřit cementovým špricem. Tl. omítkového jádra 2,0cm. ís>, 3; 3, h 46 RpoD+M086 Opatření viditelných ploch fasády, soklu a podhledu střešního přesahu bezbarvým nátěrem na bázi dvousložkové vodní disperze v matném provedení - nátěrem PERMANENTNÍ OCHRANY PROTI GRAFITI. Mí,;): lí),9 49 RpoD+M088 VÝZTUŽNÉ ROHY HLINÍKOVÉ S PERLINKOU pro zpevnění rohů - DOPDÁVKA + MONTÁŽ Kotvit pomocí flexibilního lepidla napenetrovaného stavebním penetračním lepidlem. 50 RpoD+M089 ÓKĚNÍÁPU LISTY. Plastové bílé samolepící. Včetně montáže. RpoK0Q090 PŘESUN HMOT - veškeré přesuny hmot potřebné pro oddíl "Úpravy povrchů vnější" M2 11,400 M2 4,500 M2 19,800 M2 157,800 M 92,000 M 57,000 Kompl 1, , ,00 299, , ,00 45, , , , Co/M'/// /a (i'j ltfiivy povichíi vnújnl IZM V/jíUiti Dii: C3 Podlahy a podlahové konstrukce D+M093 PODLAHOVÁ BETON.MAZANINA - litý samonivelační betton M3 6,940 C20-C30, dodávka betonu + provedení podlahové rovinné desky. Včetně obvodové PE dilatační pásky tl.8mm, včetně celoplošné ditatace v max. rastru 5x5m , ,50 1:14,04: y.ouxu') D+M095 VÝZTUŽ MAZANIN SVAŘOVANOU SÍTÍ KARI /6x6mm BSt 500 M rt>x3.033x i,? /i M00097 Příplatek k mazanině za stržení povrchu a přehlazení ocelovým hladítkem. 55 RpoK00098 Díl: 95 Cvikán /.u PŘESUN HMOT - veškeré přesuny hmot potřebné pro oddíl "Podlahy a podlahové konstrukce" G3 fatjluhy o podlahová honstrtilfva Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách T 0,290 M2 79,000 Kompl 1, ,00 45, , RpoP00101 KOMPLETNÍ VYČIŠTĚNÍ BUDOV MOKROU CESTOU M , /Í)X3,0'«X 1.?/IWK) 57 RpoD+M103 ODVĚTRÁNÍ NOVODUR, TRUBKOU M 1, RpoD+M104 DODAVKA A OSAZENI HLINÍKOVÉ VENKOVNÍ KRYCÍ MŘÍŽKY 20X20CM 59 RpoD+M105 DODAVKA A OSAZENI VENKOVNÍ CEDULKY S ČÍSLEM POPISNÝM OBJEKTU A S ČÍSLEM ORIENTAČNÍM 60 RpoK00106 PŘáWbTHnMOT - veškeré přesuny hmot potřebné pro oddíl "Dokončovací konstrukce" KUS 4,000 KUS 2,000 Kompl 1,000 ilh Polumiioviici Iwntiiruhtjo nit ptyi-mnlnh atoi Dii: 711 Izolace proti vodě D+M109 DODÁVKA + MONTÁŽ ASF, PÁSU PROTI ZEMNÍ M2 89,000 VLHKOSTI - asf. pás se skleněnou výztužnou vložkou, TL.4MM - VODOROVNÁ. Včetně penetrace podkladu a napojení natavením na stávající IPU pod stěnami a opracování 10ks prostupů s dotmelením na přírubu průměru do 200mm 129,00 516, <i Oiiíi.Ull 209, ,00 Zpracováno programem BUlLDpower, RTS, a.s. Strana 6
Smlouva o dílo č. 2013-04 - D
KUJIP00ZG0DQ Smlouva o dílo č. 2013-04 - D Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - rekonstrukce elektroinstalace" uzavřená dle 536 a násl. zákona če.513/91 Sb. obchodního zákoníku a předpisů souvisejících
Smlouva o dílo. uzavřená podle 536 a násí. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník")
Smlouva o dílo KUJIP00ZG84Ž uzavřená podle 536 a násí. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") Objednatel: Kraj Vysočina se sídlem: Žižkova 1882/57,
Illlllllllllillllll cujipouwsto
Smlouva o dílo Illlllllllllillllll cujipouwsto uzavřená podle ustanovení 2586 a nás!. Zákona č. 89/2012 Sb,, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník") na realizaci
Zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavby : Oprava vstupní terasy ZŠ vrchlického 22 Šumperk.
Naše čj.: MUSP 52015/2015 Naše sp. zn.: 52013/2015 RUI/EMLO *MUSPX01HCCVF* Zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavby : Oprava vstupní terasy ZŠ vrchlického 22 Šumperk.

References: čl. 2
 čl. 2
 zákona č. 320
 zákona č. 137
 zákona č.513
 zákona č.513
 Zákona č. 89