Source: http://docplayer.it/11098560-Universita-degli-studi-di-roma-la-sapienza.html
Timestamp: 2018-11-21 04:55:23+00:00

Document:
1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA CABINA ELETTRICA A SERVIZIO DELL EDIFICIO RM049 CAPITOLATO SPECIALE PER APPALTO INTEGRATO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CABINA ELETTRICA A SERVIZIO DELL EDIFICIO RM049 PALAZZO BALEANI Roma, 03/03/2014 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ING. STEFANO SMITH PROGETTAZIONE P.I. PASQUALE GIORDANO p.le Aldo Moro, Roma 1 di 58
2 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA CABINA ELETTRICA A SERVIZIO DELL EDIFICIO RM049 INDICE PARTE I - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL APPALTO... 5 NATURA ED OGGETTO DELL APPALTO... 5 Art. 1 - Condizioni generali e definizioni... 5 Art. 2 - Oggetto dell Appalto... 5 Art. 3 - Ammontare dell appalto... 6 Art. 4 - Modalità di stipula del contratto... 7 Art. 5 - Categorie dei lavori... 8 PARTE II - DISCIPLINA CONTRATTUALE... 9 Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto... 9 Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto... 9 Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l appalto Art. 9 - Fallimento dell appaltatore Art Rappresentante dell appaltatore e domicilio; direttore di cantiere Art Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione Art Convenzioni in materia di valuta e termini PARTE III - TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L ESECUZIONE Art Progettazione definitiva Art Progettazione esecutiva: modalità e termini Art Ritardo nella progettazione esecutiva Art Approvazione della progettazione esecutiva Art Consegna e inizio dei lavori Art Termini per l'ultimazione dei lavori Art Proroghe Art Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori Art Sospensioni ordinate dal R.U.P Art Penali in caso di ritardo Art Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Art Inderogabilità dei termini di progettazione ed esecuzione Art Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini PARTE IV - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI..24 Art Lavori a corpo Art Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d opera PARTE V - DISCIPLINA ECONOMICA Art Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva p.le Aldo Moro, Roma 2 di 58
3 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA CABINA ELETTRICA A SERVIZIO DELL EDIFICIO RM049 Art Pagamenti in acconto Art Pagamenti a saldo Art Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo Art Anticipazione del pagamento di taluni materiali Art Cessione del contratto e cessione dei crediti PARTE VI - CAUZIONI E GARANZIE Art Cauzione provvisoria Art Cauzione definitiva Art Riduzione delle garanzie Art Obblighi assicurativi a carico dell impresa Art Assicurazione della progettazione esecutiva PARTE VII - DISPOSIZIONI PER PROGETTAZIONE E ESECUZIONE Art Variazione dei lavori Art Varianti per errori od omissioni progettuali Art Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi PARTE VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA Art Adempimenti preliminari in materia di sicurezza Art Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere Art Piano di sicurezza e di coordinamento Art Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento Art Piano operativo di sicurezza Art Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza PARTE IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO Art Subappalto Art Responsabilità in materia di subappalto Art Pagamento dei subappaltatori PARTE X - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO Art Accordo bonario Art Definizione delle controversie Art Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera Art Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) Art Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori PARTE XI - DISPOSIZIONI PER L ULTIMAZIONE Art Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione Art Termini per l accertamento della regolare esecuzione Art Presa in consegna dei lavori ultimati p.le Aldo Moro, Roma 3 di 58
4 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA CABINA ELETTRICA A SERVIZIO DELL EDIFICIO RM049 PARTE XII - NORME FINALI Art Oneri e obblighi a carico dell appaltatore Art Obblighi speciali a carico dell appaltatore Art Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione Art Utilizzo di materiali recuperati o riciclati Art Terre e rocce da scavo Art Custodia del cantiere Art Cartello di cantiere Art Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto Art Tracciabilità dei pagamenti Art Spese contrattuali, imposte, tasse ALLEGATI Disciplinare Tecnico Relazione Tecnica Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) Cronoprogramma Elaborati grafici di progetto Analisi prezzi p.le Aldo Moro, Roma 4 di 58
5 DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL APPALTO NATURA ED OGGETTO DELL APPALTO Art. 1 - Condizioni generali e definizioni 1. Il presente Capitolato Speciale d'appalto stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali nonché le clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra la Stazione appaltante e l impresa appaltatrice in relazione alle caratteristiche dell intervento. 2. Nell ambito del presente Capitolato Speciale d Appalto, valgono le seguenti definizioni: C. A. Codice Appalti approvato con D.lgs. n.163 del 12/04/2006 e s.m.i. C.G.A. Capitolato Generale d Appalto del lavori pubblici, approvato con D.M. LL.PP. n.145 del 18/04/2000 C.S.A. R.G. R.U.P. presente Capitolato Speciale d Appalto Regolamento Generale di esecuzione ed attuazione del D.lgs. n.163 approvato con D.P.R. n.207 del 05/10/2010 e s.m.i. Responsabile Unico del Procedimento Art. 2 - Oggetto dell Appalto 1. Ai sensi dell articolo 53, comma 2 lettera b), del C.A., l oggetto dell appalto consiste nella progettazione esecutiva e nell esecuzione dei lavori, necessari per la realizzazione dell intervento di cui al comma 2, alle condizioni di cui al comma L intervento è così individuato: a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Lavori di adeguamento e ristrutturazione della cabina elettrica di trasformazione MT/BT Edificio RM049 denominato Palazzo Baleani Corso Vittorio Emanuele, n Roma b) descrizione sommaria: affidamento dell'appalto per la progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di adeguamento della cabina di trasformazione elettrica MT/BT, così come definito dall'art. 53, comma 2, lett b) del D.lgs. 163/2006; c) ubicazione: Corso Vittorio Emanuele, n.244 Roma 3. Sono comprese nell appalto: a) l esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal C.S.A., con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto, dal disciplinare e 5
6 dalla relazione tecnica poste a base di gara con i relativi allegati, dei quali l appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché degli elaborati e della documentazione di cui alla lettera b); b) la redazione, prima dell esecuzione di cui alla lettera a), della progettazione esecutiva, a cura dell appaltatore nel rispetto dell articolo 93, comma 5, del C.A. e degli articoli da 33 a 43 del D.P.R. n. 207 del 2010, in quanto applicabili, in conformità al progetto posto a base di gara dalla Stazione appaltante e da approvare da parte di quest ultima prima dell inizio dei lavori ai sensi dell articolo 16, comma 1; nel seguito del presente contratto ogni qualvolta ricorrano le parole «progettazione esecutiva» si intende la prestazione di cui alla presente lettera b). 4. La progettazione esecutiva e l esecuzione dei lavori sono sempre e comunque effettuate secondo le regole dell arte e l appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l articolo 1374 del codice civile. Art. 3 - Ammontare dell appalto 1. L importo dell appalto posto a base dell affidamento è definito come segue: a Importo lavori soggetto a ribasso ,26 b Oneri per attuazione dei piani di sicurezza compresi nei prezzi d'appalto (non soggetti a ribasso) ,64 A IMPORTO TOTALE DELL APPALTO DI LAVORI (a+b) ,90 p Importo per corrispettivo per progettazione esecutiva (art.53 comma3 C.A.) soggetto a ribasso ,18 T IMPORTO TOTALE DELL APPALTO (A+p) ,18 2. L importo contrattuale corrisponde alla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1 al netto del ribasso percentuale offerto dall aggiudicatario e calcolato sulle voci a e p della suddetta tabella. Infatti, il criterio di aggiudicazione da adottare nella scelta del migliore offerente è quello di aggiudicare all operatore economico che ha presentato l'offerta migliore sulla base del criterio di aggiudicazione previsto all art.82, c.2, lett. b del D.lgs. n.163/06, e cioè quello di offrire il prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso percentuale da applicare sull importo dei lavori posto a base di gara. 3. L importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del C.A. e del punto dell allegato XV al Decreto n. 81 del
7 Art. 4 - Modalità di stipula del contratto 1. Il contratto è stipulato a corpo ai sensi dell articolo 53, comma 4, del C.A., e dell articolo 15, comma 5, del Regolamento generale. 2. L importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. 3. Il ribasso percentuale offerto dall aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco. 4. I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell appalto e della determinazione dell importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d opera, qualora ammissibili ai sensi dell articolo 132 del C.A., e che siano estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia. 5. Il progetto definitivo è stato ritenuto dall Appaltatore, per dichiarazione resa in sede di gara d appalto, completo, esauriente, adeguato e realizzabile per il prezzo indicato in offerta. 6. L Appaltatore, avendo esaminato il progetto definitivo in sede di gara, non ha avanzato riserve circa la sua validità e realizzabilità. 7. Il presente C.S.A. e tutti gli elaborati del progetto definitivo approvato, forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa dei lavori nonché le caratteristiche tecniche delle opere oggetto del contratto, gli impianti e le modalità di installazione. 8. Il presente appalto si intende a corpo, pertanto chiavi in mano, e comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare nulla escluso né eccettuato, per la completa realizzazione a perfetta regola d arte di quanto indicato nei disegni e nelle descrizioni delle opere (vedi elaborati allegati al presente CSA), anche se non esplicitamente dettagliato, così da fornire l intera opera perfetta a regola d arte e funzionale con riferimento al suddetto progetto allegato e coerentemente alle attività per cui è destinata. 9. L offerta dell Appaltatore, quindi, tiene conto di tutte le obbligazioni e di tutte le circostanze generali e particolari, riportate nel presente C.S.A. e negli elaborati progettuali ed amministrativi, che possono influire sul costo dell esecuzione dell opera. Pertanto l'oggetto del contratto ha, come finalità, la progettazione esecutiva e la realizzazione dell opera nella sua interezza e funzionalità. 10. Pertanto le quantità indicate nel computo metrico, posto in visione per la partecipazione all appalto, non hanno e non avranno alcun effetto ai fini dell aggiudicazione e dell esecuzione dei lavori in appalto; essi sono esplicitati al solo scopo di individuare la consistenza e la qualità dei lavori da realizzare. 11. L Ente appaltante, affidando i lavori all impresa appaltatrice, si avvale non soltanto delle singole prestazioni indicate nel presente capitolato, bensì anche della capacità progettuale ed organizzativa della stessa impresa. 7
8 12. L Appaltatore pertanto assume l impegno di assistere tecnicamente l Ente appaltante per consentirgli di raggiungere l obiettivo della realizzazione, messa in funzione e dell ottimale utilizzazione dell opera appaltata, mettendogli a disposizione la sua professionalità ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento dell organizzazione e dell erogazione dei servizi, privilegiando la costante assistenza tecnica, la prevenzione dei danni e la programmazione delle attività. 13. In funzione di quanto sopra detto, resta inteso e chiarito fra le parti che le pattuizioni contrattuali devono essere interpretate nel senso che l Appaltatore assume anche il ruolo di tecnico interessato all adempimento delle prestazioni che, giova ripeterlo, costituiscono espressione della professionalità richiesta all Appaltatore dall Ente appaltante. 14. Resta altresì inteso e chiarito che l Appaltatore rimane l unico responsabile, nei confronti dell Ente appaltante, per tutto quanto concerne le attività sommariamente sopra descritte, che verranno eseguite nel rispetto degli impegni contrattuali, oltre che degli incombenti derivanti da leggi, regolamenti ed altre norme in vigore. 15. Il prezzo contrattuale a corpo dell appalto comprende anche tutte le opere impiantistiche, civili e murarie in genere nonché opere di scavo, demolizione, trasporti a rifiuto ed a discarica, opere di sostegno, di protezione e ponteggi, opere di completamento in genere, comunque connesse all opera di che trattasi. 16. L esecuzione dei lavori e delle forniture avverrà solo dopo che il progetto esecutivo sia stato validato dal R.U.P. e approvato dall Ente appaltante. 17. Resta inteso che, ai sensi e per gli effetti dell art. 169 comma 6 del R.G., qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell affidatario non sia ritenuto meritevole di approvazione, il R.U.P. avvia la procedura di cui all art. 136 del C.A. 18. Ai sensi dell art. 53 comma 3 bis del C.A., la corresponsione al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, previa approvazione del progetto esecutivo, resta a carico dell impresa appaltatrice con le modalità descritte al art.28 del presente CSA. Art. 5 - Categorie dei lavori 1. Ai sensi dell articolo 61 del R.G. e in conformità all allegato «A» al predetto R.G., i lavori sono classificati: Declaratoria Categoria Classifica Importo Incidenza a Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione OG10 II ,90 100,00% Categoria prevalente OG10. 8
9 DISCIPLINA CONTRATTUALE Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto 1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d appalto, ancorché non materialmente allegati: a. Il capitolato generale d appalto C.A. approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale C.S.A. o non previsto da quest ultimo e per la parte ancora vigente; b. Il presente C.S.A.; c. Tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto posto a base di gara; d. L elenco dei prezzi unitari; e. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all articolo 131, comma 2, lettera a), del C.A. e all articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza; f. Il piano operativo di sicurezza di cui all articolo 131, comma 2, lettera c), del C.A., all articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell allegato XV allo stesso decreto; g. Il cronoprogramma di cui all articolo 40 del R.G. (D.P.R. n. 207 del 2010); h. L elenco delle lavorazioni così come riportato nel computo metrico allegato al progetto; 9
10 i. Le polizze di garanzia previste all interno del presente CSA; 2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: a. Il C.A., approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; b. Il D.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile; c. Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati; d. Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R. 62/2013. Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l appalto 1. La sottoscrizione del contratto da parte dell appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 2. Ai sensi dell articolo 106, comma 3, del R.G., l appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l immediata esecuzione dei lavori. Art. 9 - Fallimento dell appaltatore 1. In caso di fallimento dell appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del C.A. 2. Qualora l esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell articolo 37 del C.A. Art Rappresentante dell appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all articolo 2 del capitolato generale d appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all articolo 3 del capitolato generale d appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Qualora l appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione 10
11 appaltante, ai sensi e nei modi di cui all articolo 4 del capitolato generale d appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente Capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. Art Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 2. Per quanto riguarda l accettazione, la qualità e l impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l eventuale sostituzione di quest ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d appalto. 3. L appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n L appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008). 11
12 Art Convenzioni in materia di valuta e termini 1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro. 2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa. 3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n
13 TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L ESECUZIONE Art Progettazione definitiva 1. La progettazione definitiva posta a base di gara, verificata, validata e approvata, integrata dall offerta economica dell appaltatore e recepita dalla stessa Stazione appaltante mediante proprio provvedimento, costituisce elemento contrattuale vincolante per la progettazione esecutiva, alle condizioni di cui all articolo 14 del presente C.S.A., nonché per l esecuzione dei lavori. 2. Costituisce pertanto parte integrante del progetto definitivo anche il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del Art Progettazione esecutiva: modalità e termini 1. Fermo restando quanto previsto dall articolo 169 del R.G. (D.P.R. n. 207 del 2010), dopo la stipula del contratto il R.U.P. ordina all appaltatore, con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva. In applicazione analogica degli articoli 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del D.P.R. n. 207 del 2010 e dell articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del C.A., il R.U.P. può emettere il predetto ordine anche prima della stipula del contratto se il mancato avvio della progettazione esecutiva determina un grave danno all'interesse pubblico che l opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di particolari finanziamenti; in tal caso nell ordine sono indicate espressamente le motivazioni che giustificano l immediato avvio della progettazione. 2. Se l ordine di cui al comma 1 non è emesso o non perviene all appaltatore entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e l ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine. 3. La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il termine di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dal provvedimento di cui al comma 1 o dal termine di cui al comma 2 del presente C.S.A. La progettazione esecutiva non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo di cui all articolo 12, posto a base di gara; eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara. Sono ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) delle categorie di lavoro dell appalto, come individuate nella tabella di cui all articolo 5, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti di cui all articolo 16, comma 3, e che non comportino un aumento dell importo del contratto stipulato. 13
14 4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) o d), del C.A., oppure nel caso di errori od omissioni riscontrati nel progetto posto a base di gara, le variazioni da apportarsi alla progettazione esecutiva sono valutate in base ai prezzi di cui all articolo 45. La Stazione appaltante procede all accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 15 (quindici) giorni dall accertamento della necessità di introdurre nella progettazione esecutiva la variazione al progetto posto a base di gara. L assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui al comma 3 previsto per la presentazione della progettazione esecutiva. Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da apportare alla progettazione esecutiva ma non può comunque essere superiore ad un quarto del temine previsto inizialmente. 5. Durante la progettazione esecutiva il progettista deve coordinarsi con il soggetto o l organo di verifica di cui all articolo 112 del C.A., mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa. Il progettista deve altresì, se ciò sia opportuno, sentire il soggetto titolare della progettazione definitiva posta a base di gara e il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, al fine di redigere la progettazione esecutiva nel modo più coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a base di gara. Ai sensi dell articolo 24, comma 3, secondo periodo, del R.G, D.P.R. n. 207 del 2010, la redazione del progetto esecutivo deve avvenire nella sede o nelle sedi dichiarate in sede di offerta. 6. La progettazione esecutiva deve comprendere il Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di Progettazione partendo dal documento predisposto per il progetto definitivo posto a base di gara, verificando ed integrando le previsioni qualora necessario. Art Ritardo nella progettazione esecutiva 1. Fermo restando quanto previsto dall articolo 24, comma 1, in caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione esecutiva previsto dall articolo 14, comma 3, per ogni giorno naturale di ritardo è applicata la penale nella misura di cui al comma La penale è determinata nelle misura pari allo 1 per mille (euro uno per mille) dell importo contrattuale relativo alla progettazione esecutiva. 3. Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino all approvazione da parte di quest ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione, l acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, nonché all ottenimento della verifica positiva ai sensi dell articolo 112 del C.A., e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all appaltatore o ai progettisti dell appaltatore. 14
15 Art Approvazione della progettazione esecutiva 1. Entro 20 (venti) giorni dalla presentazione della progettazione esecutiva da parte dell appaltatore, essa è verificata e validata dal R.U.P. e, ottenuta la verifica favorevole ai sensi dell articolo 112 del C.A. e degli articoli 45, 49, 52, 53 e 54, del R.G., D.P.R. n. 207 del 2010, è approvata dalla medesima Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo posto a base di gara, entro i successivi 15 (quindici) giorni. Il provvedimento di approvazione è comunicato tempestivamente all appaltatore a cura del R.U.P. 2. Se nell emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi dei successivi commi 4 o Se la progettazione esecutiva redatta a cura dell appaltatore non è ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell appaltatore medesimo ai sensi dell articolo 136 del C.A. In tal caso nulla è dovuto all appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva. 4. Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva: a. che si discosta dalla progettazione definitiva approvata di cui all articolo 13, in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione definitiva; b. in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali; c. redatta in violazione di norme tecniche di settore; d. che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione; e. nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal C.A.; f. che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva approvata di cui all articolo Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai progettisti che l hanno redatta, non ottiene la verifica positiva ai sensi dell articolo 112 del C.A. e degli articoli da 52 a 59 e 169, comma 9, del R.G., D.P.R. n. 207 del 2010, oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisce attività vincolata o, se costituisce attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri è imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista. 6. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non 15
16 imputabili all appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall articolo 134 del C.A., all appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi: a. le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell articolo 139 del R.G, D.P.R. n. 207/2010; b. le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione; c. altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dall art. 157, comma 1, del R.G, D.P.R. n. 207/2010. Art Consegna e inizio dei lavori 1. A seguito della stipula formale del contratto, l esecuzione dei lavori ha inizio, dopo l approvazione della progettazione esecutiva, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla comunicazione all appaltatore dell approvazione della progettazione esecutiva. 2. Se nel giorno fissato e comunicato l appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l affidamento del completamento dei lavori, l appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 3. Prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1, il R.U.P. accerta l avvenuto adempimento degli obblighi di cui agli articoli 47, 48, 49, 50 e 51 e ne comunica l esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. L inizio dei lavori è comunque subordinato all approvazione di cui al comma 6 e alla sottoscrizione del verbale di cantierabilità di cui all articolo 106, comma 3, del D.P.R. n. 207 del Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l urgenza sia limitata all esecuzione di alcune di esse. Art Termini per l'ultimazione dei lavori 1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell appalto è fissato in giorni 150 (centocinquanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 16
17 2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali. 3. L appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l approntamento delle opere necessarie all inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere. Art Proroghe 1. L appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 5 giorni prima della scadenza del termine contrattuale. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 5 giorni alla scadenza del contratto, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività. 3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori. 4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P. 5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine contrattuale, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. 6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta. Art Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori 1. In caso di cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d arte, la direzione dei lavori d ufficio o su segnalazione dell appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d opera nei casi previsti dall articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), 17
18 del C.A.; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a. l indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b. l adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c. l eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell articolo 191 del Regolamento generale. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. 9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori. Art Sospensioni ordinate dal R.U.P. 1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l ordine è trasmesso contemporaneamente all appaltatore e al direttore dei lavori ed 18
19 ha efficacia dalla data di emissione. 2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all appaltatore e al direttore dei lavori. 3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili. 4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva contrattuale, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Art Penali in caso di ritardo 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille dell importo contrattuale relativo ai lavori. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a. nell inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi; b. nell inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti; c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; d. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. e. nel rispetto delle soglie temporali fissate nel cronoprogramma 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l appaltatore, in seguito all andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori. 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera c), è applicata all importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 19
20 6. L importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell importo contrattuale relativo ai lavori; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l articolo in materia di risoluzione del contratto. 7. L applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. Art Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 1. Ai sensi dell articolo 43, comma 10, del R.G., D.P.R. n. 207 del 2010, entro i termini per la consegna della progettazione esecutiva di cui all articolo 14, comma 3, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto e relative ad altri affidamenti di lavori da eseguire nelle aree interessate dall intervento in oggetto; b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante; c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti, le aree ed i sistemi tecnologici comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e. se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza 20
21 all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. 3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante a corredo del progetto definitivo posto a base di gara; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Resta inteso, in ottemperanza a quanto previsto dall art.40 comma 2 del D.P.R. n.207 del 2010, che il cronoprogramma esecutivo è presentato dal concorrente unitamente all offerta. Art Inderogabilità dei termini di progettazione ed esecuzione 1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell attività di progettazione esecutiva: a. La necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel presente Capitolato speciale o che l'appaltatore o i progettisti dell appaltatore ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente dal R.U.P. per i quali è concessa la proroga ai sensi dell articolo 21; b. L esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; c. Le eventuali controversie tra l appaltatore e i progettisti incaricati della progettazione esecutiva. 2. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione: a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b. l adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale; 21

References: Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 8
 Art. 9
 Art. 1
 Art. 2
 articolo 53
 articolo 93
 articolo 16
 articolo 1374
 Art. 3
 art.82
 Art. 4
 articolo 53
 articolo 15
 articolo 132
 art. 169
 art. 136
 art. 53
 art.28
 Art. 5
 articolo 61
 Art. 6
 Art. 7
 articolo 100
 articolo 131
 articolo 100
 articolo 131
 articolo 89
 articolo 40
 Art. 8
 articolo 106
 Art. 9
 articolo 37
 articolo 2
 articolo 3
 articolo 4
 articolo 14
 articolo 100
 articolo 169
 articolo 11
 articolo 12
 articolo 5
 articolo 16
 articolo 132
 articolo 45
 articolo 112
 articolo 24
 articolo 24
 articolo 14
 articolo 112
 articolo 112
 articolo 136
 articolo 13
 articolo 112
 articolo 134
 articolo 139
 art. 157
 articolo 106
 articolo 132
 articolo 191
 articolo 43
 articolo 14
 art.40
 articolo 21