Source: https://www.haustechnik-sp.de/impressum.html
Timestamp: 2019-12-08 20:52:13+00:00

Document:
SP Haustechnik
Claus Schück und Volker Plitt GbR
Daimlerstr. 4 - 73249 Wernau
Tel: 07153 910014
e-mail: sp-haustechnik@t-online.de
Andrea Weiß - aw graphics
Finkenstr. 42, 73249 Wernau
§ 1	Mitwirkung des Auftraggebers
1. Der Auftraggeber (AG) ist dafür verantwortlich, dass der Auftragnehmer (AN) mit seinen Leistungen zum vereinbarten Vertragstermin beginnen und seine Leistungen rechtzeitig fertig stellen kann. Der AG wird hierbei dem AN vor dem Beginn der Ausführung insbesondere die notwendigen Pläne, auf deren Grundlage die Ausführung der Leistung erfolgen kann, und das Baugrundstück einschließlich notwendiger Lagerflächen dem AN so zur Verfügung zu stellen, dass dieser mit der Ausführung seiner Leistungen ungehindert beginnen kann.
2. Ist der AN aus Gründen, die der AG zu vertreten hat, am fristgerechten Beginn oder der Fertigstellung gehindert, hat er dies dem AG schriftlich anzuzeigen. Ein hieraus entstehender Schaden ist dem AN zu erstatten.
3. Anschlüsse für die Energie- und Wasserversorgung werden durch den AG rechtzeitig auf eigene Kosten bereitgestellt; auch die Kosten des Verbrauchs trägt der AG.
§ 2	Leistungsänderungen, Nachträge
1. Änderungen der Ausführung der Vertragsleistung, die eine Änderung der vereinbarten Vergütung zur Folge haben können, sind vom AN dem AG schriftlich vor deren Ausführung anzuzeigen. Mit der Ausführung wird erst begonnen werden, wenn für solche geänderten Leistungen eine schriftliche Vereinbarung über die Vergütung getroffen wurde.
2. Zusätzliche Leistungen und Stundenlohnarbeiten, die in der Leistungsbeschreibung nicht enthalten sind, hat der AN vor deren Ausführung dem AG schriftlich anzuzeigen und eine schriftliche Vereinbarung über deren Vergütung mit dem AG zu treffen.
3. Die Berechnung einer Vergütung für geänderte oder zusätzliche Leistungen hat auf der Grundlage der Preisermittlung für die Vertragsleistung zu erfolgen.
4.	Sonderwünsche des AG nach Beginn der Ausführung der Vertragsleistung sind nur mit Zustimmung des AN beachtlich. Darauf zurückzuführende Verzögerungen gehen nicht zulasten des AN. Daraus resultierende zusätzliche Kosten sind auch bei einer Pauschalpreisvereinbarung gesondert geschuldet oder direkt mit dem Lieferanten abzurechnen.
§ 3	Ausführungsfristen
1. Für die Durchführung dieses Vertrages werden der Beginn der Ausführung (Anfangstermin) und die Fertigstellung der Gesamtleistung (Endtermin) als Vertragstermine vereinbart.
2. Verzögert sich der Beginn oder die Fertigstellung, hat dies nur dann Auswirkung auf die Vertragstermine, wenn der AN diese Verzögerung dem AG unverzüglich schriftlich anzeigt und die Verzögerung auf Umständen beruht, die der AG zu vertreten hat oder in Fällen höherer Gewalt.
3. Die Vertragstermine verschieben sich jeweils um den Zeitraum der vom AN nicht zu vertretenden Verzögerungen, ohne dass es hierzu in jedem Einzelfall einer neuerlichen Vereinbarung bedarf.
1. Nach der Fertigstellung der gesamten Leistung findet eine förmliche Abnahme zwischen AN und AG statt. Es wird ein Abnahmeprotokoll erstellt, das vom AN und vom AG zu unterzeichnen ist.
2. Der AN hat dem AG die Fertigstellung der Vertragsleistung schriftlich mitzuteilen und binnen 12 Werktagen die Abnahme zu verlangen.
3. Der AG kann die Abnahme nur wegen wesentlicher Mängel verweigern.
Unsere Haftung beschränkt sich - soweit gesetzlich zulässig - auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
1. Für die Gewährleistung und Mängelbeseitigung gelten die gesetzlichen Regelungen der §§ 633 ff. BGB.
2. Der AN hat alle während der Ausführung auftretenden Mängel seiner Leistung vollständig, ordnungsgemäß und unverzüglich zu beseitigen. Kommt der AN trotz Aufforderung und Setzung einer angemessenen Nachfrist zur vollständigen Mängelbeseitigung schuldhaft nicht nach, ist der AG nach Ablauf der Frist berechtigt, den Mangel im Wege der Ersatzvornahme auf Kosten des AN beseitigen zu lassen.
§ 7	Aufmass
Über die vom AN ausgeführten Leistungen ist - außer bei einem Pauschalpreisvertrag - ein gemeinsames Aufmaß zu erstellen. Kommt der AG einem schriftlichem Verlangen des AN zur Durchführung eines solchen Aufmasses auch innerhalb einer angemessenen schriftlich erklärten Nachfrist nicht nach, kann der AN seiner Abrechnung das von ihm erstellte Aufmaß zugrunde legen. Eine Nachprüfung des Aufmasses bleibt dem AG vorbehalten.
§ 8	Vergütung
1. Die Abrechnung der an den AN zu leistenden Vergütung erfolgt nach den vertraglichen Einheitspreisen und den tatsächlich ausgeführten und vom AN nachgewiesenen Leistungen oder durch eine Pauschalvergütung für die gesamte Vertragsleistung. Allen Nettobeträgen wird die bei Rechnungserstellung maßgebliche gesetzliche Mehrwertsteuer hinzugerechnet.
2. Alle Einheitspreise und auch eine Pauschalvergütung sind Festpreise. Beginnt die Ausführung der Leistungen später als 4 (vier) Monate nach Vertragsschluss, ist der AN zur Anpassung der Preise berechtigt, wenn zwischenzeitlich eine wesentliche Änderung eingetreten ist. Wesentlich ist jede Veränderung von 5% oder mehr.
§ 9	Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort für die nach diesem Vertrag zu erbringenden Leistungen ist der Ort des Bauvorhabens. Gerichtsstand ist für Kaufleute der Sitz der AN.
Daimlerstr. 4 - 73249 Wernau - Tel: 07153 910014

References: § 1

§ 2

§ 3

§ 7

§ 8

§ 9