Source: https://es.scribd.com/document/381408258/2-Ficha-Tecnica-Uchuymarca
Timestamp: 2019-05-25 23:12:58+00:00

Document:
2. Ficha Técnica_Uchuymarca
Cargado por lili
yuyan yu
guardarGuardar 2. Ficha Técnica_Uchuymarca para más tarde
Ley 29230 Participacion Del Sector Privado
PLAN+LECTOR+N°1++%28+IMPRIMIR+%29.pdf
Actividad Huamanga Te Quiero Verde
Ley 29029.pdf
DS027_2017EF.pdf
plan_100mpc.docx
EXPOSICION DOMINGO_1.pptx
05 Plano Hidráulico
05 Plano Hidráulico.pdf
Coordenadas Santillana
Exposicion Domingo 1
Antología - Alejate Acordes
INVIERTE CANGALLO
CHILINGA_11
3. La Tradición Autoritaria
FICHA TÉCNICA DE INFORME MENSUAL
(Del Mes de Noviembre 2011)
1.1.1.- NOMBRE DEL PROYECTO
: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE KIMBIRI II
ETAPA, DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEPARTAMENTO DE CUSCO
1.1.2.- UBICACIÓN
LUGAR : KIMBIRI
DISTRITO : KIMBIRI
PROVINCIA : LA CONVENCION
1.1.3.- EJECUTOR : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
1.1.4.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACIÓN DIRECTA
1.2.- REPONSABLES DE EJECUCIÓN
1.2.1.- RESIDENTE DE OBRA : ING. CARLOS BENDEZU CARPIO
1.2.2.- SUPERVISOR DE OBRA :
1.2.3.- ASISTENTE TECNICO :
1.2.3.- ASISTENTE ADMINISTRATIVO :
1.3.- PRESUPUESTO.
1.3.1.- CODIGO SNIP : 177989
1.3.2.- PPTO SNIP : S/. 5'951,310,00
1.3.3.- PRESUPUESTO EXP. TCO : S/. 345,253.23 Resolución : De alcaldía No. 0235 - 2011 - MDK /A
AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL No. 01 : S/. 0.00 Resolución No
AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL No. 02 : S/. 0.00 Resolución No :
1.3.4.- TOTAL PPTO : S/. 345,253.23
1.4.- PLAZOS Y FECHAS CONTRACTUALES
1.4.1.- FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 01 de Julio del 2011
1.4.2.- FECHA DE INICIO DE OBRA : 01 de Julio del 2011
1.4.3.- PLAZO DE EJECUCIÓN : 09 Meses (270 Días Calendarios)
1.4.4.- FECHA DE TERMINO : 27 de Marzo del 2012
1.4.5.- AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 01 : Resolución No
AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 02 : Resolución No
1.4.6.- NUEVA FECHA DE TERMINO :
II.- AVANCE DE OBRA
2.1.- RESUMEN EJECUTIVO DE AVANCE DEL MES:
CONSTRUCCIÓN DEL 03 AULAS EN UNION PROGRESO - II ETAPA
► Techado de aulas en pabellon 02 ►
► Construccion de muros ►
► vaciado de zapatas en pabellon c ►
2.2.- RESUMEN DEL AVANCE FÍSICO
2.2.1.- RESUMEN DE VALORIZACIONES (Programado + Mayores Metrados + Adicionales)
VALORIZACIONES TOTALES DEL MES
PRESUPUESTO AVANCE MAYORES AVANCE TOTAL
No. DESCRIPCIÓN DE SUB PRESUPUESTO AVANCE PRINCIPAL AVANCE OBRAS ADICIONALES
PROGRAMADO S/. METRADOS ACUMULADO
PARCIAL % PARCIAL % PARCIAL % PARCIAL %
1 PABELLON 1 (CONSTRUCCION DE 04 AULAS) 21,274.78 2,010.12 9.45 % - 0.00 % - 0.00 % 2,010.12 9.45 %
2 PABELLON 2 (AMBIENTES ADMINISTRATIVOS) 580,164.09 556,943.77 96.00 % - 0.00 % - 0.00 % 556,943.77 96.00 %
3 PABELLON 3 (SS HH) 331,013.84 35,806.04 10.82 % 1,986.46 0.60 % - 0.00 % 37,792.50 11.42 %
4 MITIGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE 44,211.06 5,895.16 13.33 % - 0.00 % - 0.00 % 5,895.16 13.33 %
SUB TOTAL COSTO DIRECTO 976,663.77 624,776.53 1,986.46 - 602,641.55
PORC. DE AVANCE % 100.00% 63.97 % 0.20 % 0.00 % 61.70 %
GASTOS GENERALES 374,388.88 239,498.37 761.48 - 231,013.27
GASTOS DE SUPERVISIÓN 139,637.22 89,326.60 284.01 - 86,161.88
GASTOS DE EXPED. TECNICO 12,000.00 7,676.46 24.41 - 7,404.49
TOTAL VALORIZACION 1,502,689.87 961,277.97 3,056.36 - 927,221.20
2.3.- CONTROL DE AVANCE FISICO (Programado vs Ejecutado)
PERIODO AVANCE PROGRAMADO AVANCE REAL EJECUTADO VALORIZACION DE COSTO DIRECTO S/.
Monto Valorizado costo Monto Valorizado
Del al No de días DEL MES ACUMULADO DEL MES ACUMULADO
Directo S/. Acumulado S/.
0 Inicio - - 0.00 % 0.00 % -
01 Julio 2011 01/07 al 31/07 31.00 12.25 % 12.25 % 4.54 % 4.54 % 140,912.18 140,912.18
02 Agosto 2011 01/08 al 31/08 31.00 21.20 % 33.45 % 7.50 % 12.04 % 232,877.58 373,789.76
03 Setiembre 2011 01/09 al 30/09 30.00 20.42 % 53.87 % 9.19 % 21.23 % 285,162.55 658,952.31
04 Octubre 2011 01/10 al 31/10 31.00 15.00 % 68.87 % 7.51 % 28.73 % 233,014.63 891,966.94
05 Noviembre 2011 01/11 al 30/11 30.00 15.18 % 84.05 % 61.70 % 90.44 % 51,641.55 943,608.49
06 Marzo 2012 01/03 al 27/03 27.00 15.95 % 100.00 % 90.44 % - 943,608.49
TOTAL 180.00 100.00 % 90.44 % S/. 943,608.49
* De acuerdo al Cronograma de Avance de Obra Valorizado actualizado a la fecha de inicio de Obra.
CUADRO DE AVANCE FÍSICO - PROGRAMADO & EJECUTADO
90.00 % 90.44 %
70.00 % 68.87 %
30.00 % 28.73 %
20.00 % 21.23 %
12.25 % 12.04 %
0.00%% 0.00 % 0.00 %
PLAZO DE EJECUCION - 9 MESES
AVANCE PROGRAMADO AVANCE EJECUTADO
2.4.- RESUMEN DEL AVANCE FÍNANCIERO
PRESUPUESTO ASIGNADO S/. PRESUPUESTO EJECUTADO S/.
PARTIDA DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO
DESCRIPCION MONTO S/. DOCUMENTO MONTO S/. DOCUMENTO
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PROGRAMADO 1,885,234.68 Resoluc de Alcaldia No. 0235 MDK/A 589,214.61 Del informe financiero
DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE
01.00.00 AMPLIAC. PPTAL 1
KIMBIRI II ETAPA, DISTRITO DE KIMBIRI - LA
CONVENCIÓN - CUSCO AMPLIAC. PPTAL 2
TOTAL 1,885,234.68 589,214.61 31.254%
TOTAL (OCULTAR) ### ###
2.4.1.- RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL (Acumular desde el inicio de obra)
EJECUCION DEL GASTO S/. TOTAL GASTO FINANC. ACUM S/.
ANALÍTICO DESCRIPCION
PROGRAM. COSTO DIRECTO
GASTOS GASTOS DE
S/. %
GENERALES SUPERVIS.
2.6.22.33 Costo de const. por administración directa - Personal 345,875.56 48,080.00 - - 48,080.00 13.90%
Mano de Obra Calificada y no calif. 345,875.56 48,080.00 - - 48,080.00 13.90%
Obligaciones del Empleador - - - - 0.00%
2.6.22.34 Costo de const. por administración directa - Bienes 1,168,903.85 392,924.40 51,119.00 4,948.50 448,991.90 38.41%
Vestuario 12,025.00 - 12,590.00 385.00 12,975.00 107.90%
Combustible y Lubricante 22,464.50 - 9,065.00 - 9,065.00 40.35%
Materiales de Construccion 709,910.68 358,690.40 - - 358,690.40 50.53%
Bienes de consumo 53,145.49 23,708.00 10,843.00 432.00 34,983.00 65.82%
Medicamentos 4,000.00 - 1,309.00 - 1,309.00 32.73%
Materiales de escritorio 4,453.85 - 2,994.00 161.50 3,155.50 70.85%
Equipamiento y bienes duraderos 362,904.33 8,406.00 9,260.00 3,970.00 21,636.00 5.96%
Materiales para instalac. Electrica y Electronica - 2,120.00 - - 2,120.00 0.00%
Enseres - - 5,058.00 - 5,058.00 0.00%
2.6.22.35 Costo de const. por administración directa - Servicios 362,035.55 8,369.00 71,773.71 12,000.00 92,142.71 25.45%
Servicios no personales 259,200.00 - 35,558.06 12,000.00 47,558.06 18.35%
Servicios de consultoria 14,000.00 - - - - 0.00%
Alquiler de bienes muebles 10,403.02 800.00 2,075.00 - 2,875.00 27.64%
otros servicios de terceros 71,682.53 7,569.00 34,140.65 - 41,709.65 58.19%
Tarifas de servicios publico 6,750.00 - - 0.00%
2.6.22.36 Costo de const. por administración directa - Otros 8,419.72 - - - - 0.00%
Viaticos y asignaciones 8,419.72 - - - - 0.00%
otros - - - - 0.00%
TOTAL PRESUPUESTO 1,885,234.68 449,373.40 122,892.71 16,948.50 589,214.61 31.25%
1 ,8 8 5 ,2 3 4 .6 8
9 27,221 .20
589 ,21 4.61
GRAFICO DE EJECUCION FISICA VS EJECUCION FINANCIERA
GRAFICO DE EJECUCION FINANCIERA
5 8 9 ,2 1 4 .6 1
P PTO ASIGNADO PPTO GASTADO 92 7,22 1 .20 PPTO GASTADO
2.4.2.- RESUMEN MENSUAL DE MANO DE OBRA (En Jornales)
PERIODO PAGO EFECTUADO
NÚMERO DE JORNALES
Del Al POR MES S/.
OP OF PE
JULIO 2011 01/07/11 31/07/11 3.00 125.00 5.00 5,300.00
AGOSTO 2011 01/08/11 30/08/11 68.00 71.00 113.00 9,630.00
SETIEMBRE 2011 120.00 109.00 208.00 16,600.00
OCTUBRE 2011 184.00 173.00 366.00 27,100.00
NOVIEMBRE 2011 60.00 42.00 123.00 8,370.00
TOTAL 435.00 520.00 815.00 67,000.00
2.4.- REFERENTES A LA FUNCION DEL SUPERVISOR (Corresponde a la Ejecucion del Supervisor)
2.4.1.- RESUMEN MENSUAL DE USO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
PROVEEDOR MAQUINARIA / EQUIPO DIARIO U
HORARIO S/. CANT. SUB TOTAL S/. CANT. SUB TOTAL S/. CANT. SUB TOTAL S/.
MAQUINARIA Y/O EQUIPO ALQUILADO - - - - - -
Multiservicios ANAYA Camioneta 4 x 4 40.00 Dias 16.00 640.00 - - 16.00 640.00
Dina Morales Chavez Moto Carguero 10.00 Viaje 40.00 400.00 - - 40.00 400.00
MAQUINARIA Y/O EQUIPO PROPIO - - - - -
MDK Mezcladora Tipo Tolva Dias 30.00 - 21.00 51.00 -
MDK Amoldadora Angular de 7" Dias 37.00 - 19.00 56.00 -
1,040.00 - 1,040.00
2.4.2.- EJECUCION PRESUPUESTAL (De los Gastos de Supervision)
EJECUCION DEL GASTO SALDO POR EJECUTAR
PROGRAM. EJECUTADO S/. % SALDO S/. %
2.6.22.33 Costo de const. por administración directa - Personal - - 0.00 % - 0.00 % -
Mano de Obra Calificada y no calif. - - - -
Obligaciones del Empleador - - -
2.6.22.34 Costo de const. por administración directa - Bienes 982,614.17 390,804.40 39.77 % 591,809.77 60.23 % -0.60
Vestuario 12,025.00 - 12,025.00
Combustible y Lubricante 22,464.50 - 22,464.50
Materiales de Construccion 523,621.00 358,690.40 164,930.60
Bienes de consumo 53,145.49 23,708.00 29,437.49
Medicamentos 4,000.00 - 4,000.00
Materiales de escritorio 4,453.85 - 4,453.85
Equipamiento y bienes duraderos 362,904.33 8,406.00 354,498.33
Enseres - - -
2.6.22.35 Costo de const. por administración directa - Servicios 132,351.02 8,369.00 6.32 % 123,982.02 93.68 % -0.94
Servicios no personales 25,362.00 - 25,362.00
Servicios de consultoria 2,351.00 - 2,351.00
Alquiler de bienes muebles 104,403.02 800.00 103,603.02
otros servicios de terceros 235.00 7,569.00 -7,334.00
Tarifas de servicios publico - - -
2.6.22.36 Costo de const. por administración directa - Otros 8,419.72 - 0.00 % - 0.00 % -
Viaticos y asignaciones 8,419.72 - 8,419.72
TOTAL PRESUPUESTO 1,123,384.91 399,173.40 35.53 % 715,791.79 63.72 %
2.4.3.- DE LA RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION DE OBRA (Anotaciones en el cuaderno de Obra Durante el mes)
FECHA No. Asiento DESCRIPCION / OBSERVACIONES
Thursday, January 12, 2012 20 apertura de trocha en Prog. 3+800 @ 4+250
Wednesday, January 18, 2012 22 Vaciado de techo en aula 02
Thursday, January 19, 2012 24
Saturday, January 21, 2012 26
2.7.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
2.7.1.- CONCLUSIONES
► No se tienen mayores inconvenientes durante la ejecución de obra; salvo la dotación de materiales
► Debido a la proximidad de la temporada de lluvias se prioriza los trabajos en exteriores de cada pabellon
► a la fecha se esta a la espera de la dotacion de granitos, ceramicos y accesorios sanitarios, los cuales tienen que cumplir con los procesos de selección correspondientes
► A la fecha se esta a la espera de la dotacion de granitos, ceramcuales tienen que cumplir con los procesos de selección correspondientes
2.7.2.- RECOMENDACIONES
► A la unidad de abastecimiento agilizar con los procesos de selección para los diferentres materiales
Se recomienda que la unidad de abastecimientos y adquisiciones se priorice en las compras directas o dicha responsabilidad sea al manejo del asistente administrativo de cada
obra, se que por la cantidad de obras que se vienen ejecutando se tiene una sobre carga de trabajo y no se abastecen; la cual perjudica en el avance físico de la obra.
OBRA:CREACION DE RESERVORIO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA DE UCHUYMARCA, DISTRITO DE ACOCRO-HUAMANGA-AYACUCHO
(MAYO DE 2018 )
1.00 GENERALIDADES
1.1 DATOS GENERALES DE LOS PROYECTISTAS
1.1.1 NOMBRE DEL PROYECTISTA :
CREACION DE RESERVORIO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA DE UCHUYMARCA, DISTRITO DE ACOCRO-HUAMANGA-AYACUCHO
1.1.2 CIP :
1.1.3 NOMBRE DEL EVALUADOR : CMAN
1.2 DATOS GENERALES DEL PROYECTO
"CREACION DE RESERVORIO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA DE UCHUYMARCA, DISTRITO DE ACOCRO-HUAMANGA-
1.2.1 NOMBRE DEL PROYECTO : AYACUCHO"
1.2.2 UBICACIÓN
LUGAR : UCHUYMARCA
DISTRITO : ACOCRO
1.2.3 MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACION DIRECTA
1.2.4 EJECUTOR : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO
1.2.5 RESOLUCIÓN DE APROB. EXP. TÉC. :
1.2.6 DESCRIBIR LAS METAS FÍSICAS DEL PROYECTO
1)OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES.
2) 01 CAPTACIÓN TIPO BARRAJE FIJO.
3) CANAL ADUCTOR (L=10 M). 4) 01
DESARENADOR .
5) CONDUCCIÓN CANAL ENTUBADO (L=870 ML). .
6) 03 CÁMARA DE INSPECCIÓN .
7) 01 RESERVORIO.
8) CERCO PERIMÉTRICO CON ALAMBRE DE PÚAS.
9) PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.
1.3 DE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN
Nombres y Apellidos periódo
1.3.1 SUPERVISOR DE OBRA : ING. JOHN JONY VEGA QUISPE 15-31 de mayo de 2018
1.3.2 RESIDENTE DE OBRA : ING. LILIANA B. VENTURA YUPANQUI 15-31 de mayo de 2018
1.3.3 ASISTENTE TÉCNICO 01 :
1.3.4 ASISTENTE ADMINISTRATIVO :
1.3.5 MAESTRO DE OBRA :
2.00 DE LOS PRESUPUESTOS
2.1 DEL PROYECTO DE PRE INVERSIÓN (PERFIL)
CODIGO SNIP PRESUPUESTO DEL PERFIL ESTADO DE VIABILIDAD
S/. 170,000.00 FASE DE INVERSION
2.2 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (EXPEDIENTE)
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN : 0
Monto Resolución
PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO 170,000.00
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO 170,000.00
VARIACIÓN PORCENTUAL ENTRE PERFIL/EXPEDIENTE 0.00%
3.00 DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN
3.1 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA : 60 DIAS
3.2 FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 4 DE MAYO DE 2018
3.3 FECHA DE INICIO DE OBRA : 15 DE MAYO DE 2018
3.4 FECHA DE CULMINACIÓN DE OBRA : 15 DE JULIO DE 2018
3.5 AMPLIACION DE PLAZO N°01 Dias R.A.Nº Fecha
3.6 AMPLIACION DE PLAZO N°02 Dias R.A.Nº Fecha
3.7 AMPLIACION DE PLAZO N°03 Dias R.A.Nº Fecha
3.8 AMPLIACION DE PLAZO N°04 Dias R.A.Nº Fecha
3.9 DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
CRONOGRAMA PROGRAMADO MAYORES METRADOS EJECUTADOS ADICIONAL POR MAYORES MET. EJECUTADO
Nº. Mes s/. % N° MES s/. % N° MES s/. %
1 Diciembre 2016 38,678.22 10.36% 2 Noviembre 2 Noviembre
2 Enero 2017 117,935.10 31.60% 3 Diciembre 3 Diciembre
3 Febrero 2017 152,862.14 40.96% 4 Enero 4 Enero
4 Marzo 2017 63,756.54 17.08% 5 Febrero 5 Febrero
TOTAL S/. 373,232.00 100.00%
4.00 PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL MES
4.1 PARTIDAS EJECUTADOS SEGÚN EXPEDIENTE PRINCIPAL
PRESUPUESTO (S/.) AVANCE FISICO VALORIZADO ACTUAL
PARTIDA DESCRIPCIÓN PPTO.
UND METRADO P.UNIT. METRADO VALORIZADO METRADO
01 OBRAS PROVISIONALES - - - 653.38 - 0.00 0.00%
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60mx2.40m und 1.00 653.38 653.38 1.00 653.38 100.00%
02 CAPTACION CON BARRAJE FIJO (01 UND) - - - 4,223.12 - 0.00 0.00%
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES - - - 52.00 - 0.00 0.00%
02.01.01 LIMPIEZA, DESFORESTACION Y DESBROCE DE TERRENO m2 20.00 0.98 19.60 20.00 19.60 100.00%
02.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 20.00 1.62 32.40 20.00 32.40 100.00%
03 CANAL DE ADUCCION (10.00 ML) - - - 858.05 - 0.00 0.00%
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES - - - 35.80 - 0.00 0.00%
03.01.01 LIMPIEZA, DESFORESTACION Y DESBROCE DE TERRENO m2 20.00 0.98 19.60 20.00 19.60 100.00%
03.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 10.00 1.62 16.20 10.00 16.20 100.00%
04 DESARENADOR (01 und) - - - 1,913.18 - 0.00 0.00%
04.01 TRABAJOS PRELIMINARES - - - 16.38 - 0.00 0.00%
04.01.01 LIMPIEZA, DESFORESTACION Y DESBROCE DE TERRENO m2 6.30 0.98 6.17 6.30 6.17 100.00%
04.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 6.30 1.62 10.21 6.30 10.21 100.00%
05 LINEA DE CONDUCCION (807.21 ML) - - - 35,003.40 - 0.00 0.00%
05.01 TRABAJOS PRELIMINARES - - - 1,194.67 - 0.00 0.00%
05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 807.21 0.82 661.91 807.21 661.91 100.00%
05.01.02 CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE EJECUCION ml 807.21 0.66 532.76 807.21 532.76 100.00%
05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS - - - 11,483.50 - 0.00 0.00%
05.02.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO A MANO m3 232.20 12.00 2,786.40 232.20 2,786.40 100.00%
05.02.02 EXCAVACION EN ROCA SUELTA A MANO m3 113.27 21.00 2,378.67 100.00 2,100.00 88.28%
06 CAJA DE INSPECCION (02 und) - - - 3,122.21 - 0.00 0.00%
06.01 TRABAJOS PRELIMINARES - - - 5.90 - 0.00 0.00%
06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 2.42 0.82 1.98 2.42 1.98 100.00%
06.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 2.42 1.62 3.92 2.42 3.92 100.00%
06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS - - - 31.46 - 0.00 0.00%
06.02.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO A MANO m3 1.18 12.00 14.16 1.18 14.16 100.00%
06.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 1.52 11.38 17.30 1.52 17.30 100.00%
07 RESERVORIO DE CONCRETO 210m3 (1und) - - - 89,162.63 - 0.00 0.00%
07.01 TRABAJOS PRELIMINARES - - - 275.40 - 0.00 0.00%
07.01.01 LIMPIEZA Y ROCE DE MONTE m2 201.64 0.17 34.28 201.64 34.28 100.00%
07.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 148.84 1.62 241.12 148.84 241.12 100.00%
07.02 MOVIMIENTO DE TIERRA - - - 8,493.39 - 0.00 0.00%
07.02.01 EXCAVACION CAJA MATERIAL SUELTA CON EQUIPO m3 206.08 17.93 3,695.01 206.08 3,695.01 100.00%
07.02.02 EXCAVACION CAJA ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 49.46 39.26 1,941.80 49.46 1,941.80 100.00%
07.02.03 EXCAVACION CAJA ROCA FIJA CON EQUIPO m3 19.23 33.31 640.55 19.23 640.55 100.00%
07.02.04 REFINE DE PISO Y PAREDES DE RESERVORIO (e=0.10 m) m2 166.48 2.53 421.19 166.48 421.19 100.00%
07.02.05 NIVELACION Y COMPACTACION MEC. m2 166.48 1.11 184.79 166.48 184.79 100.00%
07.02.06 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO A MANO m3 53.25 6.08 323.76 53.25 323.76 100.00%
07.02.07 ACARREO DE MATERIAL EXEDENTE CON EQUIPO m3 138.46 9.29 1,286.29 138.46 1,286.29 100.00%
07.04.02 ACERO ESTRUCTURAL Fy = 4200 kg/ cm2 kg 3,363.47 4.97 16,716.45 3,363.47 16,716.45 100.00%
08 DISIPADOR DE ENERGIA AL INGRESO AL RESERVORIO DE 210M3 - - - 537.79 - 0.00 0.00%
08.01 TRABAJOS PRELIMINARES - - - 1.01 - 0.00 0.00%
08.01.01 LIMPIEZA Y ROCE DE MONTE m2 0.56 0.17 0.10 0.56 0.10 100.00%
08.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 0.56 1.62 0.91 0.56 0.91 100.00%
09 CANAL DE INGRESO Y BY PASS - - - 1,300.12 - 0.00 0.00%
09.01 TRABAJOS PRELIMINARES - - - 31.13 - 0.00 0.00%
09.01.01 LIMPIEZA Y ROCE DE MONTE m2 17.39 0.17 2.96 17.39 2.96 100.00%
09.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 17.39 1.62 28.17 17.39 28.17 100.0%
10 CAJA DE VALVULAS A LA SALIDA DEL RESERVORIO DE 210M3 - - - 4,511.52 - 0.00 0.00%
10.01 TRABAJOS PRELIMINARES - - - 2.14 - 0.00 0.00%
10.01.01 LIMPIEZA Y ROCE DE MONTE m2 1.44 0.17 0.24 1.44 0.24 100.00%
10.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 1.44 1.32 1.90 1.44 1.90 100.00%
10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS - - - 17.09 - 0.00 0.00%
10.02.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO A MANO m3 1.20 14.24 17.09 1.20 17.09 100.00%
11 CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRE DE PUAS L=68.80M - - - 1,091.17 - 0.00 0.00%
11.01 TRABAJOS PRELIMINARES - - - 57.11 - 0.00 0.00%
11.01.01 LIMPIEZA Y ROCE DE MONTE m2 68.80 0.17 11.70 68.80 11.70 100.00%
11.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 34.40 1.32 45.41 34.40 45.41 100.00%
12 MITIGACION AMBIENTAL - - - 1,564.25 - 0.00 0.00%
12.01 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTALEN RIEGO TECNIFICADO glb 1.00 1,564.25 1,564.25 0.40 625.70 40.00%
13 FLETE - - - 16,024.18 - 0.00 0.00%
13.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 11,151.90 11,151.90 0.30 3,345.57 30.00%
5.00 DEL AVANCE FÍSICO FINANCIERO
5.1 CONTROL DE LOS AVANCES FÍSICOS (PROGRAMADO/EJECUTADO)
AVANCE PROGRAMADO Y/O MAYORES
ADICIONALES AVANCE REAL EJECUTADO VALORIZACION MENSUALIZADA S/.
REPROGRAMADO METRADOS (*)
Nº. Mes
Mes Monto Valorizado Situación
Acumulado Del mes Acumulado Monto Valorizado S/.
% Acumulado S/.
01 MAYO 30.00 % 30.00 % 0.00 % 0.00 % 22.78 % 22.78 % 38,727.01 38,727.01 Normal
02 0.00 % 0.00 % 0.00 % 22.78 % - 38,727.01
03 0.00 % 0.00 % 0.00 % 22.78 % - 38,727.01
04 0.00 % 0.00 % 0.00 % 22.78 % - 38,727.01
TOTAL 30.00% 22.78 % S/. 38,727.01
* Adelantado, atrazado, paralizado, en ejecución, normal, etc.
35.00 % CUADRO DE AVANCE FÍSICO - PROGRAMADO & EJECUTADO MENSUAL
30.00 % 30.00 %
0.00 % AVANCE REAL EJECUTADO 0.00 %
0.00 %%PROGRAMADO
AVANCE 0.00 %
% de efectividad = Avance Ejecutado = 75.93%
CUADRO DE AVANCE FÍSICO - PROGRAMADO VS EJECUTADO ACUMULADO
22.78 % 22.78 % 22.78 % 22.78 %
AVANCE REAL EJECUTADO AVANCE PROGRAMADO
5.2 RESUMEN DEL AVANCE FÍSICO DEL MES
5.2.1 RESUMEN DE LA META PRINCIPAL
VALORIZACIÓN TOTAL DEL MES DE LA META PRINCIPAL
PRESUPUESTO AVANCE TOTAL
No. DESCRIPCIÓN DE SUB PRESUPUESTO AVANCE PRINCIPAL AVANCE MAYORES METRADOS AVANCE OBRAS ADICIONALES DEDUCTIVOS DE OBRA
PROGRAMADO S/. ACUMULADO
PARCIAL % PARCIAL % PARCIAL % PARCIAL % PARCIAL %
3) CANAL ADUCTOR (L=10 M).
4) 01 DESARENADOR .
1.00 170,000.00 38,727.01 22.78% 0.00% 0.00% 0.00% 38,727.01 22.78%
SUB TOTAL COSTO DIRECTO 159,965.00 38,727.01 0.00 0.00 0.00 38,727.01
GASTOS GENERALES 6,407.00 1,551.11 0.00 0.00 0.00 1,551.11
GASTOS DE SUPERVISION 3,628.00 878.33 0.00 0.00 0.00 878.33
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE EVALUACION - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE EXPED. TECNICO - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL VALORIZACIÓN 170,000.00 41,156.45 0.00 0.00 0.00 41,156.45
% AVANCE 100.00% 22.78% 0.00% 0.00% 0.00% 22.78%
5.3 RESUMEN DE LOS AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO
5.3.1 AVANCE FÍSICO
VALORIZACIÓN VALORIZACIÓN VALORIZACIÓN
% % SALDO %
ANTERIOR DEL MES ACUMULADO
0.00 38,727.01 22.78% 38,727.01 22.78 % 131,272.99 77.22 %
5.3.2 AVANCE FINANCIERO
GASTO DEL MES % % SALDO
ANTERIOR ACUMULADO
0.00 0.00% 0.00 0.00% 170,000.00
150,000.00 170,000.00
PPTO ASIGNADO PPTO EJECUTADO
6.00 CONTROL DE LA MANO DE OBRA
6.1 CONTROL DE GASTOS
N° de Mensual N° de jornales por mes Monto Pagado por CategorÍa
Meses del TOTAL JORNAL
año Del Al Peon Oficial Operario Peón Oficial Operario
1 5/15/2018 5/22/2018 348 24 12 16,356.00 1,440.00 900.00 18,696.00
2 5/23/2018 32/05/2018 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de jornales 348 24 12 16,356 1,440 900 18,696
Anterior Acum. Actual Acumulado Saldo
CONTROL DE Presupuesto de
MANO DE OBRA mano de obra S/.
S/. % S/. % s/. % S/. %
PROGRAMADO 110,846.96 0.00 0.00% 25,251.60 22.78% 25,251.60 22.78% 85,595.36 77.22%
EJECUTADO 110,846.96 0.00 0.00% 18,696.00 16.87% 18,696.00 16.87% 92,150.96 83.13%
7.00 RESUMEN DE PRODUCCIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS
7.1 EQUIPOS MENORES ALQUILADOS
8.00 CONTROL DE OBRA
8.1 VARIACIONES DE OBRA
1. No existen variaciones en la ejecución de obra de acuerdo al expediente tecnico
2 La falta de atención de los requerimientos generarán retrasos en el proceso de ejecución de la obra. Motivo por los cuales hasta la fecha no se cuenta con ningún material en obra.
8.2 CONTROL DE CALIDAD (Acumular desde el inicio de obra)
1. En la fecha no se tiene ningun prueba para el control de calidad de los trabajos.
8.3 CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD
1. Se viene realizando dos veces a la semana los talleres de normas de seguridad por parte del residente y supervisor de obra.
8.4 CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO
1. La eliminación de material excedente está siendo acarreado a un lugar apropiado, para luego ser restaurado con el plan de manejo ambiental.
9.00 OBSERVACIONES
9.1 REFERENTE A LAS FUNCIONES DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO
Viene realizando los trabajos de seguimiento a la atencion de materilaes. Así mismo viene elaborando los trabajos de cotización de algunos bienes de compra directa.
10.00 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La obra cuenta con un avance físico mensual de 10.0%. Valorizados en S/. 37,316.78 Soles. Muy a pesar de las deficiencias que se ha tenido como la falta de herramientas e implementos de seguridad en la obra. Mientras el avance
financiero mensual es de 4.02%, es decir durante el mes de diciembre se ha realizado compromiso de pagos.
Las partidas ejecutadas fueron principalmente todo lo que concierne el movimiento de tierra para la instalación de las tuberías en la red de distribución. Así mismo los rendimientos esperados de los trabajadores ha sido satisfactorio, muy a
pesar de que trabajaron con sus propias herramientas y poniendo en riesgo su integridad física, debido a la falta de implementos de seguridad.
Se recomienda que la entidad ejecutora debe priorizar la atención de los requerimientos. Para poder realizar una labor efectiva es necesario que los requerimientos sean atendidos a La brevedad posible, puesto que el retraso perjudica el
11.00 DOCUMENTACION
11.1 CUADERNO DE OBRA
MES DE: 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016
DEL FOLIO AL FOLIO
TOMO 01 - I 14 - I
ANEXO N° 002
VALORIZACION DE AVANCE FINAL N° 01 - M
Obra : "CREACION DE RESERVORIO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA DE UCHU
Mes : 15 DE MAYO A 31 DE JUNIO DE 2018
Ing. Residente : LILIANA B. VENTURA YUPANQUI
Ing. Supervisor : JOHN JONY VEGA QUISPE
PRESUPUESTO (S/.
PARTIDA DESCRIPCION
UND METRADO
01 OBRAS PROVISIONALES - -
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60mx2.40m und 1.00
02 CAPTACION CON BARRAJE FIJO (01 UND) - -
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES - -
02.01.01 LIMPIEZA, DESFORESTACION Y DESBROCE DE TERRENO m2 20.00
02.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 20.00
03 CANAL DE ADUCCION (10.00 ML) - -
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES - -
03.01.01 LIMPIEZA, DESFORESTACION Y DESBROCE DE TERRENO m2 20.00
03.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 10.00
04 DESARENADOR (01 und) - -
04.01 TRABAJOS PRELIMINARES - -
04.01.01 LIMPIEZA, DESFORESTACION Y DESBROCE DE TERRENO m2 6.30
04.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 6.30
05 LINEA DE CONDUCCION (807.21 ML) - -
05.01 TRABAJOS PRELIMINARES - -
05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 807.21
05.01.02 CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE EJECUCION ml 807.21
05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS - -
05.02.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO A MANO m3 232.20
05.02.02 EXCAVACION EN ROCA SUELTA A MANO m3 113.27
06 CAJA DE INSPECCION (02 und) - -
06.01 TRABAJOS PRELIMINARES - -
06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 2.42
06.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 2.42
06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS - -
06.02.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO A MANO m3 1.18
06.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 1.52
07 RESERVORIO DE CONCRETO 210m3 (1und) - -
07.01 TRABAJOS PRELIMINARES - -
07.01.01 LIMPIEZA Y ROCE DE MONTE m2 201.64
07.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 148.84
07.02 MOVIMIENTO DE TIERRA - -
07.02.01 EXCAVACION CAJA MATERIAL SUELTA CON EQUIPO m3 206.08
07.02.02 EXCAVACION CAJA ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 49.46
07.02.03 EXCAVACION CAJA ROCA FIJA CON EQUIPO m3 19.23
07.02.04 REFINE DE PISO Y PAREDES DE RESERVORIO (e=0.10 m) m2 166.48
07.02.05 NIVELACION Y COMPACTACION MEC. m2 166.48
07.02.06 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO A MANO m3 53.25
07.02.07 ACARREO DE MATERIAL EXEDENTE CON EQUIPO m3 138.46
07.04.02 ACERO ESTRUCTURAL Fy = 4200 kg/ cm2 kg 3,363.47
08 DISIPADOR DE ENERGIA AL INGRESO AL RESERVORIO - -
DE 210M3
08.01 TRABAJOS PRELIMINARES - -
08.01.01 LIMPIEZA Y ROCE DE MONTE m2 0.56
08.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 0.56
09 CANAL DE INGRESO Y BY PASS - -
09.01 TRABAJOS PRELIMINARES - -
09.01.01 LIMPIEZA Y ROCE DE MONTE m2 17.39
09.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 17.39
10 CAJA DE VALVULAS A LA SALIDA DEL RESERVORIO DE - -
10.01 TRABAJOS PRELIMINARES - -
10.01.01 LIMPIEZA Y ROCE DE MONTE m2 1.44
10.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 1.44
10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS - -
10.02.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO A MANO m3 1.20
11 CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRE DE PUAS L=68.80M - -
11.01 TRABAJOS PRELIMINARES - -
11.01.01 LIMPIEZA Y ROCE DE MONTE m2 68.80
11.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 34.40
12 MITIGACION AMBIENTAL - -
12.01 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTALEN RIEGO TECNIFICADO glb 1.00
13 FLETE - -
13.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00
GASTOS DE SUPERVISION
TOTAL MONTO DEL CONVENIO
° 002
FINAL N° 01 - MAYO 2016
ANTA BARBARA DE UCHUYMARCA, DISTRITO DE ACOCRO-HUAMANGA-AYACUCHO"
P.UNIT. PPTO. (S/.) METRADO VALORIZADO METRADO
- 653.38 -
653.38 653.38 1.00 653.38 100.00%
- 4,223.12 - 0.00
- 52.00 - 0.00
0.98 19.60 20.00 19.60 100.00%
1.62 32.40 20.00 32.40 100.00%
- 858.05 - 0.00
- 35.80 - 0.00
1.62 16.20 10.00 16.20 100.00%
- 1,913.18 - 0.00
- 16.38 - 0.00
0.98 6.17 6.30 6.17 100.00%
1.62 10.21 6.30 10.21 100.00%
- 35,003.40 - 0.00
- 1,194.67 - 0.00
0.82 661.91 807.21 661.91 100.00%
0.66 532.76 807.21 532.76 100.00%
- 11,483.50 - 0.00
12.00 2,786.40 232.20 2,786.40 100.00%
21.00 2,378.67 100.00 2,100.00 88.28%
- 3,122.21 - 0.00
- 5.90 - 0.00
0.82 1.98 2.42 1.98 100.00%
1.62 3.92 2.42 3.92 100.00%
- 31.46 - 0.00
12.00 14.16 1.18 14.16 100.00%
11.38 17.30 1.52 17.30 100.00%
- 89,162.63 - 0.00
- 275.40 - 0.00
0.17 34.28 201.64 34.28 100.00%
1.62 241.12 148.84 241.12 100.00%
- 8,493.39 - 0.00
17.93 3,695.01 206.08 3,695.01 100.00%
39.26 1,941.80 49.46 1,941.80 100.00%
33.31 640.55 19.23 640.55 100.00%
2.53 421.19 166.48 421.19 100.00%
1.11 184.79 166.48 184.79 100.00%
6.08 323.76
53.25 100.00%
9.29 1,286.29 138.46 1,286.29 100.00%
4.97 16,716.45 3,363.47 16,716.45 100.00%
- 537.79
- 1.01 - 0.00
0.17 0.10 0.56 0.10 100.00%
1.62 0.91 0.56 0.91 100.00%
- 1,300.12 - 0.00
- 31.13 - 0.00
0.17 2.96 17.39 2.96 100.00%
1.62 28.17 17.39 28.17 100.0%
- 4,511.52
- 2.14 - 0.00
0.17 0.24 1.44 0.24 100.00%
1.32 1.90 1.44 1.90 100.00%
- 17.09 - 0.00
14.24 17.09 1.20 17.09 100.00%
- 1,091.17 - 0.00
- 57.11 - 0.00
0.17 11.70 68.80 11.70 100.00%
1.32 45.41 34.40 45.41 100.00%
- 1,564.25 - 0.00
1,564.25 1,564.25
0.40 40.00%
- 16,024.18 - 0.00
11,151.90 11,151.90 0.30 3,345.57 30.00%
COSTOS DIRECTOS 159,965.00 36,440.98
GASTOS GENERALES 6,407.00 1,459.55
TOS DE SUPERVISION 3,628.00 826.48
ONTO DEL CONVENIO S/. 170,000.00 38,727.01
PORCENTAJE 22.78%
Más de lili
SNIP CANGALLO.xlsx
Ejemplo 1 Yan Che
DA_PROCESO_10-11-323528_252001001_1788990.pdf
Trujillo Ballesteros Ximena
Ricardo Daniel Moran Payares
Astm - Madera
Corretaje rio Final
Donaldo Enrique Gomez Aguilar
trabajo-1-gestion (1)
Tema 1. Diagnostico Del Entorno y Desarrollo de La Idea
Formato Plan de Emprendimiento. RESUMIDO
Ranking de Paises Por Pbi Nominal
Administracion del capital de trabajo.ppt
T12.08 G589d T12.08 G589d T12.08 G589d
Parcial 1 Mercadeo
Diseño de Un Software de Inventario y Ventas
HectorJhovaniOlivera
Seshiru Reiesu
Mercado farmacéutico análisis de mercado
Johan Medina Cetina
Proyecto entrega 1
universal textil FINAL.docx
Caso Mikkuni Electronics
La Empresa Hotelera 1
GLOBALIZACIÓN Y MERCADEO ENSAYO
MariaPaulaGoyeneche
SESIÓN_02
Foro Caso de Estudio Acerias Del Mar
La Represion de La Competencia Desleal en Los Actos Contra El Principio de Legalidad
Katleen Morales
Definicion Del Problema y Objetivos de Investigacion
14 PUNTOS DE DR DEMING APLICADOS A LAS ORGANIZACIONES EDUCATIVAS.docx

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Resolución