Source: http://docplayer.cz/2427730-Tento-dokument-je-obsahove-identicky-s-oficialni-tistenou-verzi-byl-vytvoren-v-systemu-tp-online-a-v-zadnem-pripade-nenahrazuje-tistenou-verzi.html
Timestamp: 2018-06-24 07:36:33+00:00

Document:
1 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor pozemních komunikací VÝKON STAVEBNÍHO DOZORU NA STAVBÁCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ METODICKÝ POKYN Schváleno: MD-OPK č.j. 254/ RS/2 ze dne s účinností od , se současným zrušením prvního znění MP schváleného MD-OPK č.j / ze dne Praha 2006
2 OBSAH 1 ÚVOD ÚČEL POKYNŮ PLATNOST METODICKÉHO POKYNU VÝCHOZÍ PODMÍNKY PRO ČINNOST SD 4 2 VŠEOBECNĚ VÝKLAD POJMŮ STAVEBNÍ DOZOR A JEHO PROVÁDĚNÍ ZÁKLADNÍ POSLÁNÍ STAVEBNÍHO DOZORU PRÁVA A POVINNOSTI SPRÁVCE STAVBY ODBORNÁ ZPŮSOBILOST ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO DOZORU Stálý stavební dozor Občasný stavební dozor VZTAHY SPRÁVCE STAVBY S ÚČASTNÍKY VÝSTAVBY Objednatel-správce stavby Objednatel-zhotovitel Správce stavby-zhotovitel Autorský dozor-správce stavby-zhotovitel Úloha supervize a technické asistence Činnosti zajišťované objednatelem pro správce stavby ORGANIZACE VÝKONU STAVEBNÍHO DOZORU STÁTNÍ STAVEBNÍ DOHLED A ODBORNÝ DOZOR Státní stavební dohled Státní odborný dozor 11 3 ČINNOST PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA STAVENIŠTI ZNALOST STAVENIŠTĚ, ORGANIZACE VÝSTAVBY, PŘÍSTUPY ZNALOST OBSAHU SMLOUVY O DÍLO Souhrn smluvních dohod Dopis o přijetí nabídky Zvláštní obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Technické kvalitativní podmínky TKP a ZTKP Zadávací výkresy stavby Soupis prací Dopis nabídky zhotovitele Nabídka zhotovitele Záruky Technologické postupy vyplývající z Plánu jakosti zhotovitele ZNALOST PODMÍNEK A ROZHODNUTÍ ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY Územní rozhodnutí o umístění stavby Stavební povolení Zajišťování stavbou vyvolaných prací pro cizí správce ZŘÍZENÍ ZÁZEMÍ PRO VÝKON ČINNOSTI Materiálně-technické zázemí Administrativně-technické zázemí PŘÍPRAVA PRO PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ ZHOTOVITELI Body vytyčovací sítě Pozvánka na předání staveniště Předání staveniště zhotoviteli Pokyn k zahájení prací 18 4 VÝKON ČINNOSTI V PRŮBĚHU STAVBY VŠEOBECNĚ PROGRAM PRACÍ ZHOTOVITELE A ODHAD PLATEB Vyžádání programu prací a plateb od zhotovitele Odsouhlasení programu prací Kontrola souladu postupu s předloženým programem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ DÍLA Všeobecně 19 1
3 4.3.2 Poskytování dokumentace zhotoviteli Předávání realizační dokumentace zhotovitelem Opatrování dokumentace provedení díla ZEMĚMĚŘIČSKÁ ČINNOST V PRŮBĚHU STAVBY Zeměměřičská činnost zajišťovaná zhotovitelem Vytyčovací práce zhotovitele Kontrola zeměměřičské činnosti správcem stavby NÁLEZY NA STAVENIŠTI ODSOUHLASENÍ PRACÍ Všeobecně Odsouhlasení množství prací Odsouhlasení prací před zakrytím a odstraněním pomocných prací KONTROLA KVALITY Cíle činnosti správce stavby při kontrole kvality Plánování kontrolní činnosti Příprava správce stavby ke kontrole kvality prací Provádění kontroly kvality prací 24 -materiálů k zabudování 24 -stavebních dílů 24 -stavebních prací 24 -stavební vybavení 24 -technologického zařízení Náklady na zkoušky Odkrytí prací a umožnění přístupu Odstranění materiálů, prací a zařízení které neodpovídají smlouvě FAKTURACE PROVEDENÝCH PRACÍ Žádost o potvrzení dílčích plateb Obsah faktury Celkový obnos faktury Ověření a kontrola platby správcem stavby Odpočty prováděné správcem stavby SLEDOVÁNÍ PROVEDENÝCH PRACÍ A POHLEDÁVEK Evidence zajišťovaná během provádění prací 26 -skutečně provedené práce a potvrzené platby 26 -podklady pro úpravu ceny při zvýšení nebo snížení nákladů 26 -požadavky zhotovitele na jiné platby 26 -zadržené platby uvedené v nabídce 26 -platby požadované objednatelem na zhotoviteli FAKTURACE PŘI DOHODĚ O PEVNÉ CENĚ DODÁVKY 26 5 VÝKON ČINNOSTI PŘI PŘEJÍMACÍM ŘÍZENÍ PŘEVZETÍ PRACÍ Oznámení zhotovitele o dokončení prací Příprava správce stavby k vydání protokolu o převzetí prací Dokumenty požadované s oznámením o dokončení prací Přejímací zkoušky Protokol o převzetí prací Postup správce stavby, když nelze práce převzít Postup při předčasném užívání VADY DÍLA, ZÁRUKY ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY Vady při převzetí prací Vady po převzetí prací Nároky z vadného plnění DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY (DSPS) Všeobecně Zajištění DSPS Úkoly správce stavby FAKTURA PŘI PŘEDÁNÍ PRACÍ Obsah faktury 31 -soupisy všech skutečně provedených prací 31 -případné zvýšení a nebo snížení ceny díla 31 -úpravy v důsledku zvýšení nebo snížení nákladů 31 -další obnosy Celkový obnos nároku zhotovitele 31 2
4 5.4.3 Ověření a kontrola správcem stavby Potvrzení nároku zhotovitele 31 6 UKONČENÍ ČINNOSTI SPRÁVCE STAVBY KOLAUDACE STAVBY A ÚLOHA SPRÁVCE STAVBY KONEČNÉ ODSOUHLASENÍ STAVBY Protokol o ukončení záruční doby ÚLOHA SPRÁVCE STAVBY PŘI ŘEŠENÍ SPORŮ Smírčí řízení 33 7 ADMINISTRATIVA V ČINNOSTI SPRÁVCE STAVBY VŠEOBECNĚ HLAVNÍ ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI Došlé a odeslané písemnosti Základní listiny stavby Dokumentace pro provedení díla Stavební deník Skladba stavebního deníku Vedení stavebního deníku Uložení stavebních deníků Záznamy ve stavebním deníku Kontrola smluvních závazků zhotovitele Kontrola kvality prací Kontrola postupu prací Změněné a dodatečné práce Odsouhlasení prací Fakturace a zadržené platby Převzetí ukončených prací a dodávek ADMINISTRATIVA V ČINNOSTI OBČASNÉHO STAVEBNÍHO DOZORU 37 8 PŘÍLOHY 38 SEZNAM PŘÍLOH 8.1 ZÁKLADNÍ LIST STAVBY POZVÁNKA NA PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY PROTOKOL O PŘEVZETÍ A PŘEDÁNÍ DOKONČENÝCH OBJEKTŮ PROTOKOL O PŘEVZETÍ ODSTRANĚNÝCH VAD UVEDENÝCH V PROTOKOLE O PŘEVZETÍ PROTOKOL O UKONČENÍ ZÁRUČNÍ LHŮTY SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 47 3
5 1 ÚVOD 1.1 ÚČEL POKYNU Účelem metodického pokynu je popis činnosti při výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací. Metodický pokyn navazuje na Všeobecné obchodní podmínky staveb pozemních komunikací. 1.2 PLATNOST MP Orgány a organizace silniční správy zajistí uplatňování tohoto MP a to zejména u staveb a prací financovaných a spolufinancovaných z veřejných rozpočtů, Státního fondu dopravní infrastruktury, půjček, prostředků orgánů a organizací EU, případně dalších zdrojů. Při ostatních stavbách a pracích na PK se doporučuje uplatňovat MP v přiměřeném rozsahu dle možností objednatele. 1.3 VÝCHOZÍ PODMÍNKY PRO ČINNOST STAVEBNÍHO DOZORU Právo (povinnost) provádět stavební dozor na stavbách vychází z 550 obchodního zákoníku, který opravňuje objednatele kontrolovat provádění díla (stavby), požadovat odstranění vad vzniklých vadným prováděním díla a dožadovat se toho, aby dílo bylo prováděno řádným způsobem. Zhotovitel má právo postupovat při provádění díla (stavby) samostatně (podle 537 obchodního zákoníku), ale je vázán plnit ty pokyny objednatele a jím pověřeného správce stavby o způsobu provedení díla, které jsou uvedeny ve smlouvě o dílo, především v jejich částech: VOP, ZOP, ZVS a v soupisu prací. POZNÁMKA Směrnice ŘSD ČR citované v tomto MP jsou platné pro stavby, na kterých je objednatelem ŘSD ČR. Na ostatních stavbách PK může příslušný objednatel k těmto směrnicím přihlédnout a nebo je nahradit vlastními podmínkami. 2 VŠEOBECNĚ 2.1 VÝKLAD POJMŮ Níže uvedené pojmy mají význam podle zde uvedeného výkladu a jsou identické s pojetím dle Obchodních podmínek staveb PK s výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje jiný výklad: (1) Objednatel je právnická nebo fyzická osoba uvedená v Příloze k nabídce, která přijala nabídku na zhotovení díla(stavby) a zavazuje se k zaplacení ceny za jeho provedení. Pojmem objednatel se rozumí i stavebník nebo investor ve smyslu stavebního zákona a zadavatel ve smyslu Zákona o veřejných zakázkách, (2) Zhotovitel stavby - Dodavatel je právnická a nebo fyzická osoba označená jako zhotovitel v Dopise nabídky přijaté objednatelem a právní nástupce této osoby, jejíž nabídka na zhotovení díla byla objednatelem přijata. (3) Podzhotovitel znamená kteroukoliv osobu jmenovanou ve Smlouvě o dílo jako podzhotovitel nebo kteroukoliv osobu určenou jako podzhotovitel, která je pověřena zhotovením části prací, mající příslušné oprávnění k podnikání a právní nástupci těchto osob. (4) Stavební dozor je činnost zajišťující kontrolu provádění prací a dohled nad plněním smluvních závazků zhotovitele na dané konkrétní stavbě. (5) Správce stavby znamená osobu určenou objednatelem k tomu, aby vystupovala jako správce stavby pro účely splnění Smlouvy o dílo a jmenovanou v Příloze k nabídce,nebo jinou osobu určenou dle potřeby objednatelem a oznámenou zhotoviteli podle čl. 3.2 OP. (Pověření správcem stavby). Na stavbách ŘSD ČR plní tuto funkci též TDS. (6) Asistent je fyzická osoba určená správcem stavby podle článku 3.2 OP, která se podílí na výkonu stavebního dozoru. Na stavbách ŘSD ČR plní tuto funkci též TDS. (7) Pomocný asistent je fyzická osoba určená správcem stavby, která pomáhá plnit úkoly stavebního dozoru v rámci jemu určených pravomocí podle čl. 3.2 OP. (8) Smlouva o dílo je dvoustranný právní úkon, který sestává ze Souhrnu smluvních dohod, Dopisu o přijetí nabídky, Dopisu nabídky, Obchodních podmínek staveb PK, Technických kvalitativních podmínek staveb PK, Zadávací dokumentace stavby, souvisejících dokumentů a dalších dokumentů (pokud existují), jejichž seznam je uveden v Souhrnu smluvních dohod nebo v Dopise o přijetí nabídky. (9) Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK jsou souhrnem požadavků na zhotovení dokumentace staveb PK. TKP-D jsou také závazné pro zhotovení RDS a pro jakoukoliv změnu ZDS. (10) Technické kvalitativní podmínky staveb PK určují souhrn požadavků objednatele na způsob a kontrolu provádění prací a převzetí provedených prací. (11) Dokumentace stavby znamená dokumentaci stavby tak, jak je obsažena ve Smlouvě o dílo a všechny dodatečné a pozměněné dokumenty vydané nebo schválené objednatelem (nebo v jeho zastoupení) v souladu se Smlouvo o dílo. (12) Dokumentace pro provedení díla je souhrn všech výkresů,výpočtů a technických informací týkajících se díla předaných objednatelem zhotoviteli 4
6 k provedení prací podle smlouvy o dílo a všech výkresů, včetně výkresů skutečného provedení, výpočtů,vzorků, diagramů, modelů a popisů prováděcích či údržbových postupů a dalších technických věcí příbuzného charakteru, které předloží zhotovitel a schválí správce stavby v průběhu výstavby. (13) Soupis prací je oceněný a kompletní seznam prací nutných ke zhotovení díla s uvedením jejich množství a cen, případně způsobu určení cen, tvořící součást nabídky. (14) Nabídka znamená Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty, které uchazeč předal spolu s Dopisem nabídky, jak jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo. Je to písemný návrh uchazeče předložený při zadávacím řízení, který obsahuje nabídkovou cenu a další údaje požadované v zadání. (15) Dopis o přijetí nabídky znamená dopis o formálním přijetí Dopisu nabídky objednatelem včetně všech přiložených dokumentů, které shrnují dohody mezi stranami a jsou jimi podepsány. Pokud žádný takový dopis neexistuje, pak se ustanovení obsahující výraz dopis o přijetí nabídky vztahují k Souhrnu smluvních dohod a odkazy na data, která se vztahují k Dopisu o přijetí nabídky a k datu, kdy strany uzavřely Souhrn smluvních dohod. (16) Příloha k nabídce znamená vyplněné stránky nadepsané Příloha k nabídce, které jsou připojeny k Dopisu nabídky tvořící jeho součást. (17) Datum zahájení prací znamená datum oznámení podle čl OP (Zahájení prací). Správce stavby oznámí zhotoviteli datum zahájení prací. (18) Lhůta pro dokončení znamená dobu pro ukončení stavby nebo části stavby podle článku 8.2. OP (Lhůta pro dokončení) tak, jak je uvedena v Příloze k nabídce počítáno od data zahájení prací. (19) Přejímací zkoušky znamenají zkoušky, které jsou specifikované ve Smlouvě o dílo nebo na nichž se dohodnou obě strany a nebo jsou nařízené správcem stavby a které se provádějí podle kapitoly 9. OP (Přejímací zkoušky), než je stavba nebo její část převzata objednatelem. Tato zkouška prokazuje, zda celá a nebo částečně provedená práce odpovídá zamyšlenému účelu a požadavku Smlouvy o dílo. (20) Protokol o převzetí prací znamená dokument vydaný podle kapitoly 10. OP. (Převzetí objednatelem). (21) Cena díla znamená cenu definovanou v článku OP (Cena díla) a zahrnuje i úpravy, provedené v souladu se Smlouvo o dílo. (22) Zádržné znamená akumulované zadržené peníze, které objednatel zadržuje podle čl OP (Žádost o potvrzení dílčí platby) a vyplácí se podle čl a OP (Platba zádržného). (23) Práce znamenají zhotovovací práce a pomocné práce, nebo kterékoliv z nich, podle toho, co přichází v úvahu. (24) Zhotovovací práce znamenají práce trvalého charakteru, které mají být provedeny zhotovitelem podle Smlouvy o dílo. (25) Pomocné práce znamenají veškeré práce dočasného charakteru jakéhokoliv druhu nutné na staveništi pro provedení a dokončení zhotovovacích prací a odstranění veškerých vad. (26) Technologické zařízení znamená přístroje, stroje a vozidla, která mají tvořit nebo tvoří součást předmětu díla. (27) Vybavení objednatele znamená přístroje, stroje a vozidla, která jsou dána k dispozici objednatelem pro použití zhotovitelem pro provedení stavby, jak je uvedeno v OP. (28) Vybavení zhotovitele znamená všechny přístroje, stroje, vozidla a další věci nezbytně nutné pro provedení a dokončení stavby a k odstranění veškerých vad. Vybavení zhotovitele nezahrnuje pomocné práce, zařízení objednatele, technologická zařízení, materiály a jakékoliv další věci, které mají tvořit a nebo tvoří součást zhotovovacích prací. (29) Část stavby znamená část prací, specifikovanou v Příloze k nabídce jako část stavby pod názvem úsek, objekt atd. (30) Staveniště znamená místo, kde mají být provedeny zhotovovací práce a kam mají být dodána technologická zařízení a materiály a jakákoliv další místa, která mohou být specifikována ve Smlouvě o dílo jako součást staveniště. (31) Náklady znamenají veškeré účelně vynaložené výdaje (nebo výdaje, které mají být vynaloženy) zhotovitelem na staveništi nebo mimo ně, včetně režie a podobných poplatků, nezahrnují však zisk. (32) Odsouhlasení prací znamená, že práce jsou provedeny ve shodě s požadavky Smlouvy o dílo (poloha, rozměry, kvalita apod.) a rozsah prací požadovaný k zaplacení souhlasí se skutečností. (33) Převzetí prací je akt, kterým přechází veškerá práva a povinnosti k předmětu díla nebo jeho části na objednatele. Protokol o převzetí prací znamená dokument vydaný podle kapitoly 10. OP (Převzetí objednatelem). (34) Den znamená kalendářní den. (35) Rok znamená 365 dnů. (36) Písemný znamená rukopisný, strojopisný nebo elektronicky zpracovaný (v listinné podobě) a telekomunikační výtisk zahrnující telegram, fax a e- 5
7 -mail příslušně potvrzený odpovědným pracovníkem. (37) Vada díla je vše to, čím se liší skutečné provedení díla od výsledku, který je určen Smlouvou o dílo. (38) Škoda je majetková újma zahrnující skutečnou škodu (ztráta, poškození, zničení a ušlý zisk) věci. (39) Dopravní cesta je pozemní komunikace, vodní cesta a dráha. (40) Supervize pro EU je nezávislá kontrola řádného provádění stavby z hlediska finančního, technického a časového ve prospěch poskytovatele finanční prostředků ze zdrojů Evropské unie. (41) Technická asistence pro ŘSD ČR je nezávislá činnost, která monitoruje a pomáhá kontrolovat plnění smluvních podmínek pro subjekt EIB, poskytující finanční půjčky na realizaci předmětné stavby. 2.2 STAVEBNÍ DOZOR A JEHO PROVÁDĚNÍ Stavební dozor je činnost zajišťující kontrolu (shodu) a dohled nad plněním smluvních závazků zhotovitele specifikovaných ve Smlouvě o dílo se zvláštním důrazem na kvalitu a způsob provádění prací. Provádění stavebního dozoru na veřejných zakázkách staveb pozemních komunikací zajišťuje objednatel formou: a) pro stavby, rekonstrukce a opravy zpravidla nad 2 mil. Kč (bez DPH) jmenováním správce stavby pro stálý dozor, b) pro ostatní investiční stavby jmenováním správce stavby pro stálý a nebo občasný dozor (podle uvážení a rozsahu problematiky), c) pro rekonstrukce a opravy rozsahu do 2 mil. Kč zpravidla jmenováním správce stavby pro občasný dozor. Aktualizované znění stavebního zákona stanovuje pro stavebníka povinnost zabezpečit u staveb financovaných zcela anebo z části z veřejného rozpočtu a u staveb občanské infrastruktury, nebo staveb sloužících pro shromažďování většího počtu osob, výkon stavebního technického dozoru a autorského dozoru. Výkon správce stavby se může zajišťovat na principu: a) tým správce stavby je celý složen ze zaměstnanců objednatele, b) tým správce stavby tvoří vedoucí a jeho zástupce jako zaměstnanci objednatele, případně některý z asistentů, ostatní asistenti a pomocníci asistentů jsou najati formou inženýrské organizace, c) tým správce stavby je v plném rozsahu zajištěn odbornou inženýrskou organizací (mandátní smluvní vztah). Dílčí úkoly stavebního dozoru zajišťuje asistent správce stavby a jeho pomocný asistent. Tito pracovníci musí mít dostatečnou kvalifikaci a příslušnou odbornost a mají písemné pověření s určením činností, které mohou vykonávat. Jsou oprávněni vydávat zhotoviteli jen takové pokyny, které jsou ve shodě s pověřením vydaném správcem stavby a s ujednáním ve Smlouvě o dílo. U staveb jednoduchých a staveb menšího rozsahu stanoví objednatel personál správce stavby v příslušně menším rozsahu. Správce stavby má být jmenován nejpozději k datu podpisu Souhrnu smluvních dohod. Vyměněn ve své funkci může být na základě rozhodnutí objednatele podle čl. 3.4 OP (Výměna správce stavby). 2.3 ZÁKLADNÍ POSLÁNÍ STAVEBNÍHO DOZORU Hlavním úkolem činnosti stavebního dozoru je zajistit, aby stavba probíhala se shodě se stavebním povolením a jeho podmínkami a Smlouvou o dílo při dodržování závazků sjednaných mezi zhotovitelem a objednatelem. Správce stavby dohlíží a zajišťuje zejména, aby: prostorová poloha, tvar, rozměry, druh konstrukcí a technologických zařízení stavby byl v souladu s dokumentací stavby, práce probíhaly podle dohodnutého programu prací, byla dosažena kvalita dílčích stavebních prací, která je předepsána v dokumentaci ZDS, změněné a dodatečné práce byly připuštěny nebo vyžadovány pouze v případech, kdy je to ekonomicky výhodné z hlediska stavby a při současném zachování požadované funkce, jedná-li se o odstranění následků rizik objednatele a je-li to vynuceno dalšími vážnými technickými a nebo všeobecnými okolnostmi, fakturování odsouhlasených a převzatých prací, případně na stavbu dodaných výrobků, materiálů a stavebních dílců, bylo prováděno v souladu s oceněným soupisem prací, skutečnými výměrami a specifikací prací, bylo vyhověno podmínkám stavebního povolení, byly dodržovány obecně platné vyhlášky a právní předpisy, mající vztah k provádění prací. 6
8 2.4 PRÁVA A POVINNOSTI SPRÁVCE STAVBY Práva a povinnosti správce stavby jsou pro jmenovitou stavbu určeny ve Smlouvě o dílo, konkrétně ve Všeobecných obchodních podmínkách staveb PK a ve Zvláštních obchodních podmínkách stavby PK. Obchodní podmínky správci stavby určují zejména: chovat se nestranně ve vztahu jak k zhotoviteli tak k objednateli ve smyslu plnění ujednání Smlouvy o dílo, rozhodovat v záležitostech, které jsou důležité pro správné provedení prací, jejich plynulé pokračování a ocenění při dodržování závazků obou stran podle Smlouvy o dílo, postupovat v souladu s čl OP (Rozhodování), to znamená, že se pokusí dosáhnout shody předchozí konsultací s oběma stranami dříve, než v dané záležitosti rozhodne, oběma stranám oznámí každé odsouhlasení nebo rozhodnutí spolu s podpůrnými argumenty dokud nejsou předmětem revize podle kap. 20. OP (Nároky, spory a arbitráž). 2.5 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST Správce stavby, který je odpovědný za výkon stavebního dozoru, musí z hlediska odborné způsobilosti vyhovovat požadavkům tohoto MP. Je-li správcem stavby fyzická osoba, vztahuje se tento požadavek na jeho osobu. Jestliže správcem stavby je právnická osoba platí, že požadovanou odbornou způsobilost musí mít alespoň vedoucí pracovníci odpovídající za výkon stavebního dozoru. Obecně se požaduje, aby vedoucí pracovník vykonávající činnost správce stavby měl ukončené vysokoškolské vzdělání stavebního směru a alespoň 5 roků praxe, z toho 3 roky ve výkonu stavebního dozoru. Pro technicky méně náročné a jednoduché stavby platí úleva, že vedoucí pracovník správce stavby může mít ukončené odborné středoškolské vzdělání a nejméně 3 roky odborné praxe, z toho alespoň 1 rok ve výkonu stavebního dozoru. Pro osoby vykonávající činnost asistenta správce stavby se doporučuje vysokoškolské vzdělání a nejméně 4 roky praxe v příslušném oboru. Pro technicky méně náročné a jednoduché stavby postačí odborné středoškolské vzdělání a 2 roky praxe v příslušném oboru. Pomocný asistent je zpravidla podřízen asistentu stavby a má mít minimálně středoškolské vzdělání v příslušném oboru a alespoň 2 roky praxe, pokud pracuje samostatně. Pro administrativní a pomocné pracovníky správce stavby se neurčuje způsobilost a záleží na posouzení vhodnosti těchto pracovníků vedoucím pracovníkem správce stavby. 2.6 ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO DOZORU Způsob a rozsah stavebního dozoru se upraví podle velikosti a technické náročnosti příslušné stavby. Zajišťování stavebního dozoru může být stálé a nebo občasné stálý stavební dozor vyžaduje přítomnost správce stavby nebo jeho pověřených asistentů na stavbě každý pracovní den. Při důležitých stavebních nebo montážních procesech, především určených v Programu prací musí být příslušný pracovník správce stavby přítomen při provádění jejich zásadních technologických fází občasný stavební dozor nevyžaduje stálou přítomnost správce stavby na staveništi, nýbrž jen v důležitých obdobích stavby a dále, pokud správce stavby uzná za potřebné. Četnost přítomnosti na stavbě a systém informací poskytovaných zhotovitelem musí zajišťovat včasnou a spolehlivou informaci správci stavby o postupu stavby a řádný výkon povinností a práv správce stavby. Stálý stavební dozor je nutný na všech větších a technologicky složitých stavbách. Přítomnost pracovníka správce stavby je požadována zejména při následujících činnostech a při provádění zhotovovacích prací: předání staveniště, přejímka dodávky vybraných materiálů, stavebních dílců a technologického zařízení, zejména jmenovitě uvedených v ZVS, TKP a ZTKP, odběr vzorků a provádění zkoušek zhotovitelem, kontrola a přejímání základové spáry, pláně a dna rýh, kontrola prací před jejich zakrytím, u zemních prací posouzení vhodnosti zemin a dostatečnost hutnění, předpínání výztuže, odsouhlasování úplnosti a určené polohy výztuže, betonáž nosných konstrukcí a injektáže, izolační práce a zhotovování vozovek na mostech, v tunelech zhotovování obrusných vrstev vozovek, tlakové zkoušky, provozní zkoušky technologického zařízení, odsouhlasování množství prací (měření) pro fakturaci, 7
9 různá jednání o problematice stavby svolaná objednatelem, vyžádaná zhotovitelem nebo orgány státní správy a místními, obecními úřady, přejímací zkoušky a řízení k převzetí prací a dodávek, předání stavby (objektů, úseků) uživateli, kolaudace stavby, řízení o vadách a jejich odstranění. 2.7 VZTAHY SPRÁVCE STAVBY S ÚČASTNÍKY VÝSTAVBY Vztahy objednatel správce stavby Objednatel jmenuje správce stavby, který zajišťuje stavební dozor způsobem a v rozsahu určeném Smlouvou o dílo a ten je objednateli za svou činnost odpovědný. Základní obsah činnosti správce stavby je stanoven v kapitole 3. OP (Správce stavby), které určují jeho práva a povinnosti. Objednatel si může vymínit souhlas s určitými rozhodnutími správce stavby nebo si vyhradit právo rozhodovat v jím určených záležitostech, které náležejí dle OP správci stavby. Naopak je možné, aby objednatel pověřil správce stavby pravomocemi nad rámec uvedený v OP. Omezení a nebo rozšíření výkonu činnosti stavebního dozoru musí být uvedeno v ZOP. Pokud by měl správce stavby vykonávat i zařizování právních úkonů, je nezbytné vybavit jej potřebnými plnými mocemi. Správcem stavby může být útvar zřízený objednatelem a platí mezi nimi základní vztah, který se řídí zákoníkem práce tj. pracovně-právní vztah. Obecně pro činnost jednotlivých pracovníků správce stavby platí organizační řád (statut) objednatele a jmenovitě pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, případně dohoda o provedení práce. Správci stavby je třeba poskytnout co největší samostatnost ve výkonu stavebního dozoru v rámci jeho pravomocí určených v OP a doplněných pro jmenovitou stavbu ZOP. V případě velkých staveb (viz. 2.2.a) má správce stavby podléhat jen odpovědnému vedoucímu pracovníkovi objednatele. Správce stavby může být fyzická nebo právnická osoba najatá objednatelem pro zajištění stavebního dozoru. Při tomto druhu zajištění výkonu stavebního dozoru platí obecně ustanovení obchodního zákoníku. Jedná se o obchodně-právní vztah. Vzájemné závazkové vztahy se upraví obchodní smlouvou. Vhodným typem je mandátní smlouva. Správce stavby (mandatář) se v ní zaváže k výkonu stavebního dozoru určeným způsobem a v potřebném rozsahu pro objednatele (mandanta) za dohodnutou úplatu. Pro tuto činnost platí Obchodní podmínky pro poskytování konsultačních služeb pro stavby PK. Ustanovení jednotlivých asistentů a pomocných asistentů zajišťuje vedoucí pracovník správce stavby v jehož kompetenci je i jejich jmenování a případné odvolání. Tito pracovníci musí být vybaveni písemným pověřením pro výkon činnosti, kterou zajišťují jménem správce stavby. Vztah mezi správcem stavby a asistenty může být následující: všichni jsou zaměstnanci objednatele a správce stavby je jejich přímý nadřízený pracovník, správce stavby a část asistentů správce stavby jsou zaměstnanci objednatele, ostatní asistenti jsou zaměstnanci organizace podnikající v oboru stavebního dozoru, všichni pracovníci správce stavby jsou zaměstnanci najatého podnikatelského subjektu. Jestliže pracovníci správce stavby neplní své povinnosti nebo se nechovají řádně, objednatel má právo (podle čl. 3.4 OP Výměna správce stavby) je odvolat a nahradit vhodnými osobami i v případě, že nejsou jeho zaměstnanci Vztahy objednatel zhotovitel Mezi objednatelem a zhotovitelem platí obchodně právní vztahy, které se řídí obchodním zákoníkem a které jsou určeny Souhrnem smluvních dohod. Zhotovitel se v něm zavazuje k provedení díla (zhotovení stavby) a objednatel k zaplacení ceny za její provedení. Zhotovitel je povinen zhotovit stavbu na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Při zhotovení stavby postupuje samostatně a je pouze vázán pokyny v záležitostech jmenovitě určených ve Smlouvě o dílo, zejména v OP a ZOP stavby. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla, což se uskutečňuje především výkonem stavebního dozoru, který zajišťuje správce stavby. Objednatel je povinen převzít dokončené dílo, zaplatit dohodnutou cenu ve smlouvě nebo jinou cenu určenou způsobem stanoveným ve Smlouvě o dílo Vztahy správce stavby zhotovitel Správce stavby má při výkonu stavebního dozoru právo rozhodnout ve vztahu ke zhotoviteli ve věcech určených Smlouvou o dílo a z této smlouvy vyplývajících. Jeho činnost je určena ve Všeobecných obchodních podmínkách staveb PK, Zvláštních obchodních podmínkách stavby PK a po případě v ostatních dokumentech, které tvoří obsah Smlouvy o dílo. Kdykoliv správce stavby vydá rozhodnutí, vyslovuje názor nebo souhlas, určuje nějakou hodnotu, nebo jeho konání může ovlivnit práva a povinnosti zhotovitele, musí tak učinit nestranně, ve shodě se Smlouvou o dílo a s uvážením všech okolností. 8
10 Pokud je zhotovitel nespokojen s rozhodnutím, názorem, souhlasem, návrhem dohody nebo konáním správce stavby, může tuto záležitost projednat s objednatelem. Nedojde-li k dohodě, řeší se spor podle kap. 20. OP (Nároky, spory a rozhodčí řízení). Až do vyřešení sporu platí rozhodnutí správce stavby. Pověří-li správce stavby výkonem kterékoliv činnosti, která mu přísluší, asistenta a nebo pomocného asistenta, má tato činnost stejnou účinnost, jako by byla provedena správcem stavby. Jestliže zhotovitel nesouhlasí s nějakým rozhodnutím, může se v předmětné záležitosti obrátit na správce stavby, který potvrdí, změní nebo zruší takové rozhodnutí nebo sdělení. Správce stavby má právo vznášet v odůvodněných případech požadavek na výměnu pověřeného zástupce zhotovitele a námitky proti chování, neschopnosti či nedbalosti kteréhokoliv ostatního zaměstnance zhotovitele na staveništi s případnou žádostí o jeho výměnu. Správce stavby nemá právo rušit, měnit jakékoliv smluvní závazky zhotovitele ani vyžadovat povinnosti nad rámec Smlouvy o dílo, pokud není v ní uvedeno jinak. Dále nemá právo zasahovat do vnitřního režimu a organizace práce zhotovitele. Zhotovitel musí zajistit podmínky pro výkon správce stavby zajištěním přístupu do všech míst na staveništi mající vztah k provádění prací, poskytnout potřebné podklady, informace, přístup do laboratoří, výroben, zkušeben atp Vztahy autorský dozor správce stavby zhotovitel stavby Autorský dozor (AD) vykonává zhotovitel ZVS, které jsou součástí zadávací dokumentace stavby, na základě smlouvy s objednatelem stavby. Tato smlouva musí určit požadovaný obsah a rozsah autorského dozoru a vztah AD ke zhotoviteli stavby. AD může být občasný nebo stálý. Při občasném AD se vyžaduje návštěva stavby podle předem určeného programu nebo na výzvu objednatele/správce stavby, při které autor návrhu stavby plní povinnosti podle smlouvy. Součástí AD může být činnost mimo staveniště, např. posuzování dokumentace zajišťované zhotovitelem, účast na jednáních, kontrolách v laboratořích nebo výrobnách apod. Stálý AD vyžaduje stálou přítomnost nebo přítomnost při rozhodujících fázích příslušného pracovníka AD stavby na staveništi. Materiální zajištění AD a umožnění výkonu jeho činnosti je vhodné zahrnout podobně, jako výkon stavebního dozoru, do nákladů stavby. Stálý AD je vhodný pro rozsáhlé a složité stavby, respektive stavební objekty (tunely, mosty apod.). Účelem autorského dozoru je zejména dohled nad souladem zhotovení stavby s DSP, ZDS s RDS a posouzení případných pozměňovacích a/nebo doplňujících návrhů, připravených jinou osobou. Výkon autorského dozoru může obsahovat: a) dohled nad souladem zhotovení stavby s technickým a architektonickým návrhem v zadávací dokumentaci stavby, zejména ZVS, b) podání vysvětlení k návrhu stavby, který je uveden v zadávací dokumentaci stavby a který byl navržen subjektem provádějícím AD, c) kontrolu souladu RDS, zajišťované zhotovitelem stavby se zadávací dokumentací stavby (pokud není RDS vypracována subjektem, který vykonává AD) a posouzení návrhů RDS z hlediska technické správnosti a ekonomické vhodnosti, d) posouzení technické správnosti a ekonomické přijatelnosti dokumentace změn navržených objednatelem, správcem stavby a nebo zhotovitelem stavby, e) případné vypracování dokumentace změn požadovaných objednatelem, správcem stavby nebo zhotovitelem stavby, f) aktivní účast na pravidelných a nepravidelných technických a kontrolních akcích (kontrolní dny na stavbě, zahájení a ukončení důležitých etap výstavby, sledování rozhodujících a technicky náročných prací apod.), g) sdělení názoru na provádění prací nebo nezávislou technickou kontrolu a technickou poradenskou činnost pro vybrané záležitosti v rámci výkonu stavebního dozoru, je-li AD touto činností pověřen zadavatelem/objednatelem stavby, případně na vyžádání správce stavby. Osoba (osoby) provádějící AD koná (konají) ve vztahu ke správci stavby jako nezávislá osoba s technickou poradní funkcí plnící povinnosti podle smlouvy o výkonu AD. Správce stavby musí v rámci své kompetence umožnit provádění AD, dbát na jeho řádný průběh a jeho výsledky vzít v úvahu. AD neovlivňuje přímo činnost zhotovitele stavby. Přímo sdělené návrhy, posudky, doporučení a zajištění mají pro zhotovitele význam informativní. Rozhodnutí ve všech těchto záležitostech přísluší správci stavby nebo objednateli stavby v rámci jejich kompetence ve vztahu ke stavbě. Zhotovitel stavby je povinen umožnit výkon AD: zajištěním přístupu do všech míst na staveništi i mimo staveniště, mající vztah k provádění prací, poskytnutím potřebných podkladů vyžádaných AD, sdělením veškerých informací o stavbě a jejím provádění, příslušným reagováním na upozornění a zjištění AD, 9
11 zajištěním dalších specifických podmínek, umožněním zápisu do stavebního deníku. Povinnosti zhotovitele stavby ve vztahu k provádění AD musí být zajištěny ve Smlouvě o dílo na zhotovení stavby. Zvláštním případem je plné materiální zajištění trvalého AD (tj. např. kancelář včetně vybavení, doprava po stavbě a ubytování), v rámci zajištění výkonu stavebního dozoru s náklady zahrnutými do zhotovení stavby. Tento případ vyžaduje příslušné smluvní ujednání v rámci Smlouvy o dílo pro zhotovení stavby s přesnou specifikací zajištění výkonu AD Úloha supervize a technické asistence V případě, že stavba PK je financována nebo spolufinancována subjektem mimo objednatele stavby, může být na základě požadavku tohoto subjektu, uvedeného ve smlouvě mezi oběma stranami, zajišťována supervize nebo technická asistence. Účelem supervize je kontrola řádného provádění stavby z hlediska technického i finančního a časového, která je nezávislá na stavebním dozoru. Technická asistence je činnost, která pomáhá objednateli plnit požadavky subjektu, poskytujícího finance na realizaci stavby vzhledem k řádnému plnění smluvních povinností objednatele k poskytovateli financí. Pracovníci skupiny technické asistence navštěvují staveniště za účelem monitorování a referování o základních záležitostech průběhu realizace stavby. Jedná-li se o financování pomocí fondů EU, pracuje supervize pro EU prostřednictvím Project Implementation Unit (PIU) Ministerstva dopravy ČR. Jedná-li se o stavby financované pomocí půjček od EIB, technickou asistenci zajišťuje pro EIB Projekt Menagement Unit (PMU) prostřednictvím ŘSD ČR. Supervize a Technická asistence nezasahují do provádění stavebního dozoru. V případě zjištění nedostatků nebo rozporů se zadávací dokumentací, případně neplněním závazků objednatele ze smlouvy komunikují se správcem stavby a/nebo objednatelem. Správce stavby pověřený objednatelem musí umožnit Supervizi a Technické asistenci vše, co je nutné k výkonu jejich činností Činnosti zajišťované objednatelem pro správce stavby Objednatel si zpravidla ponechává ve své pravomoci rozhodovací právo: o změnách technického řešení vůči ZDS a v případě ZBV zásadního významu (cenového dopadu) vzniklých v průběhu výstavby, o změnách ve způsobu oceňování stavebních prací v případě ZBV přesahujících rozsah přijatých oceňovacích položek z nabídkového řízení, rozhodování o vybraných fázích kontrolní činnosti jakosti stavby, při přebírání dokončených stavebních objektů a nebo celé stavby, o rozsahu přímé účasti při kolaudačním řízení objektů (stavby). Z výše uvedených důvodů objednatel svými pracovníky, experty, supervizory průběžně zajišťuje pro správce stavby zejména: vlastní kontrolu shody technického řešení RDS (případně výrobně technické dokumentace) vůči DSP/ZVS v projednávání a potvrzování RDS vůči zhotoviteli, příslušná cenová řízení, která vede a potvrzuje protokoly změn ceny objektů, úpravy soupisů prací a jednotkových cen, která překračují dohodnutý rámec z nabídkového řízení, určení formy a rozsahu vybraných kontrolních měření a zkoušek jakosti stavebních prací, které si ponechal ve své kompetenci, eventuálně si vymínil jejich monitorování, včetně zhodnocení souhrnných závěrečných zpráv zhotovitele stavby o jakosti (SZZZ/J), technické prohlídky a přejímací řízení dokončených objektů (staveb), odsouhlasování vybraných TePř nových podzhotovitelů (neuvedených v nabídce), schvalování vybraných výroben a zkušeben, včetně ověření způsobilosti podzhotovitelů k zajištění jakosti při provádění prací (podle MP SJ-PK, část II/4). 2.8 ORGANIZACE VÝKONU STAVEBNÍHO DOZORU Počet osob zajišťující stavební dozor a jejich odbornost závisí na velikosti a složitosti stavby. Pro každou stavbu se stanovuje individuálně. V zásadě lze členit pracovní a odborné zaměření v rozsahu: správce stavby, odpovědný představitel vedoucí, administrativní pracovník sekretariát, asistent s.s. pro kontrolu jakosti (vedoucí kvalitář), asistent s.s. pro oceňování prací (pokud není zřízen na úrovni objednatele), 10
12 asistent s.s. pro komunikace pro mosty pro pozemní objekty pro vodohospodářské objekty pro specializace elektro, plyn, vegetace pro podzemní objekty ostatní (nespecifikováno) asistent specialista úředně oprávněný zeměměřičský inženýr ÚOZI geotechnik expert, poradce. Výše uvedený výčet odborností správce stavby předpokládá, že v rámci činnosti objednatele je současně řešena a zajištěna po profesní stránce dle čl : expertiza a kontrola shody RDS a dílenské dokumentace vůči zadávacím výkresům stavby, expertiza a kontrola shody soupisu prací s věcnými změnami při RDS a změnách během výstavby, expertiza jakosti a laboratorní kontrolní činnosti. V případě absence expertizy na úrovni objednatele se podle povahy stavby může rozšířit forma zaměření činnosti správce stavby i o výše uvedené oblasti. Objednatel určuje úměrně k velikosti stavby a její technické složitosti jednotlivé funkce k výkonu činnosti správce stavby a pověřuje jejich výkonem asistenty a pomocné asistenty. 2.9 STÁTNÍ STAVEBNÍ DOHLED A ODBORNÝ DOZOR Státní stavební dohled Státní stavební dohled ve smyslu stavebního zákona zajišťuje ochranu zájmů společnosti, jakož i práv a právem chráněných zájmů organizací a občanů, vyplývající z provádění staveb a nebo změn staveb (rekonstrukcí), z vlastností stavby a jejím užíváním, z odstranění stavby a z provádění terénních úprav, prací a zařízení podle stavebního zákona. Státní stavební dohled vykonávají samostatně, tzn. svým jménem, pověření pracovníci: všech druhů stavebních úřadů (obecných, speciálních, resortních a jiných) a to v plném rozsahu, obcí, které jsou stavebním úřadem jen v rozsahu pravomocí, které jim byly svěřeny, jiných orgánů státní správy oprávněných zvláštními předpisy dozírat na provádění, užívání a odstraňování staveb v mezích těchto předpisů (živnostenské úřady, orgány požární bezpečnosti, hygienické služby, bezpečnosti práce a technických zařízení, telekomunikací a pod). Objednatel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státního stavebního dohledu a jimi přizvaným znalcům: vstupovat na staveniště, nahlížet do dokumentace, vytvářet předpoklady k výkonu dohledu. Orgány státního stavebního dohledu mají právo při zjištění závad na stavbě zejména : provádět zápisy do stavebního deníku, vyzvat objednatele, aby učinil potřebná opatření, požádat stavební úřad o vydání rozhodnutí, která ukládají potřebná opatření, případně zastavení stavby, pokud objednatel nedbá jejich výzvy, dát podnět ke zrušení stavebního povolení, pokud závada je neodstranitelná Státní odborný dozor Podle Zákona o PK vykonává státní odborný dozor nad pozemními komunikacemi: Ministerstvo dopravy ČR nad dálnicemi a rychlostními silnicemi, krajské úřady nad silnicemi I. třídy, úřady s rozšířenou působností a městské úřady nad silnicemi II. a III. třídy, městské nebo obecní úřady nad místními a účelovými komunikacemi. Orgány státního odborného dozoru nad PK dbají na zajištění ochrany pozemních komunikací a dozírají, zda jsou dodržovány povinnosti a podmínky pro užívání PK stanovené zákonem o PK a návaznými prováděcími předpisy, jakož i opatření silničních správních úřadů. Zejména jsou povinny zjišťovat: zda způsob užívání PK nebo činnost na nich, popřípadě v jejich ochranných pásmech nejsou v rozporu s právními předpisy, rozhodnutími a podmínkami silničních správních úřadů, zda stavební práce nejsou prováděny v rozporu s povolením speciálního stavebního úřadu nebo nejsou prováděny způsobem ohrožující zájmy, jejichž ochranu státní odborný dozor provádí. Orgány státního odborného dozoru jsou oprávněny: zakázat jednání či činnost ohrožující komunikaci nebo provoz na ni, 11
13 vstupovat na stavby v okolí komunikace, nahlížet do dokumentace a provádět zápisy do stavebního deníku, vyzvat ke sjednání nápravy odpovědnou osobu nebo zakázat pokračování ohrožujícího jednání nebo činnosti. Vrchní státní odborný dozor na činnost státního odborného dozoru vykonává MD ČR. Správce stavby přebírá v rámci své činnosti povinnosti objednatele (jako stavebníka nebo investora) ve vztahu k provádění státního stavebního dohledu a odborného dozoru, které spadají do jeho kompetence tj.: zajišťuje pro pracovníky dohledu a dozoru přístup na staveniště a možnost nahlížení do dokumentace, vykonávat kontrolní činnost a provádět zápisy do stavebního deníku, zajišťuje ihned všechna oprávněná a potřebná opatření, která jsou požadovaná pracovníky dohledu a dozoru a která jsou v jeho pravomoci, informuje neprodleně objednatele o požadavcích pracovníků dohledu a dozoru, které jsou podle jeho mínění oprávněná nebo jejichž řešení mu nepřísluší, se sdělením svého názoru na problematiku. 3 ČINNOST PŘED ZAHÁHÁJENÍM PRACÍ NA STAVENIŠTI 3.1 ZNALOST STAVENIŠTĚ, ORGANIZACE VÝSTAVBY, PŘÍSTUPY Jestliže objednatel pořádá v souladu se soutěžními podmínkami společnou prohlídku staveniště pro uchazeče v průběhu soutěžní lhůty, správce stavby (pokud je již jmenován) se této prohlídky musí zúčastnit. Není-li společná prohlídka organizována, zajistí si správce stavby prohlídku staveniště a jejího okolí sám. Ta se má uskutečnit před zahájením vlastních stavebních prací v rámci seznamování s celou problematikou stavby. Cílem je získat informace o místních podmínkách a k důvěrnějšímu pochopení vztahů uvedených v návrhu stavby. Hlavní pozornost se zaměří především na: morfologii terénu, geotechnické a hydrogeologické poměry staveniště, hydrometeorologické poměry staveniště, ložiska nerostů a obdobných vyhrazených prostorů na staveništi, ochranná pásma životního prostředí, přírody a krajiny v prostoru staveniště, dopravní situaci a dopravní opatření v bezprostřední blízkosti staveniště, zábor pozemků a majetkové poměry na staveništi, vztahy na okolí, místní souřadnicový a místní výškový geodetický systém, rozsah a požadavky na činnost prováděnou hornickým způsobem, místa v prostoru staveniště, kde jsou výstupy a sondy provedených průzkumů, inženýrské sítě cizích zařízení na staveništi. 3.2 ZNALOST OBSAHU SMLOUVY O DÍLO Základní povinností správce stavby je získání podrobné znalosti obsahu Smlouvy o dílo, který je tvořen jednotlivými dokumenty seřazenými podle závaznosti (viz 1.5. OP Priorita dokumentů): 1) Souhrn smluvních dohod (oboustranně podepsaný). 2) Dopis o přijetí nabídky. 3) Zvláštní obchodní podmínky (ZOP). 4) Všeobecné obchodní podmínky (VOP). 5) Technické kvalitativní podmínky (TKP a ZTKP). 6) Zadávací výkresy stavby (ZVS). 7) Soupis prací (SP). 8) Dopis nabídky a příloha k nabídce. 9) Nabídka zhotovitele. 10) Záruky za provedení díla za zálohu za odstranění vad. 11) Technologické předpisy použitých technologií uvedených v nabídce v Plánu jakosti. Zadávací dokumentace stavby (ZDS) Pro vyhledání vhodného zhotovitele stavby, uzavření smlouvy a na zhotovení stavby se vydává zadávací dokumentace, která obsahuje zejména: Obchodní podmínky (VOP + ZOP), Technické podmínky (TKP+ZTKP), Zadávací výkresy stavby (ZVS), Soupis prací (SP). 12
14 Zadávací dokumentace stavby (ZDS) musí jednoznačně určit předmět zakázky a požadavky na provedení prací, dodávek a služeb. Zadávací výkresy stavby a soupis prací, případně ZTKP vypracovává pověřený zhotovitel projektové dokumentace stavby Souhrn smluvních dohod Souhrn smluvních dohod stanovuje dohodu mezi objednatelem a zhotovitelem, že danou stavbu zhotovitel provede a dokončí a odstraní na ni všechny vady za určený finanční objem v daném časovém termínu. Objednatel se zavazuje, že zaplatí zhotoviteli způsobem předepsaným ve Smlouvě o dílo Dopis o přijetí nabídky Objednatel písemně potvrzuje, že vybral z nabídek uchazečů jako vítěze předmětného zhotovitele Zvláštní obchodní podmínky Zvláštní obchodní podmínky uvedené v OP staveb PK (vydané MD ČR), doplněné pro danou konkrétní stavbu, mění nebo doplňují Všeobecné obchodní podmínky staveb PK v těch ustanoveních, ke kterým se vztahuje text jejich znění. ZOP umožňují ve 20 kapitolách a v nich v řadě odstavců úpravu textu obecně platného dle Obchodních podmínek staveb PK a zpravidla předmětné změny stanovuje objednatel Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí Smlouvy o dílo jako obchodní podmínky ve smyslu Obchodního zákoníku ( 273), jimiž se řídí práva a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílo. Všeobecné obchodní podmínky PK byly projednány a odsouhlaseny MD ČR, SFDI, ŘSD ČR a EIB a jsou použitelné pro všechny stavby financované nebo spolufinancované těmito institucemi, včetně staveb financovaných v rámci ISPA. Obsahují 20 kapitol a 163 odstavců definujících pravidla pro vzájemný smluvní vztah Technické kvalitativní podmínky (TKP a ZTKP) Souhrn resortních technických podmínek pro výrobky, materiály, stavební směsi, dílce, stavební konstrukce, zhotovovací práce, skladování, ošetřování, zkoušení, odsouhlasování a převzetí je obsažen ve 30-ti kapitolách Technických kvalitativních podmínkách staveb pozemních komunikací (TKP). Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby (ZTKP) upravují (mění nebo doplňují) ustanovení TKP a může je vydávat zvlášť pro každou konkrétní stavbu objednatel v rámci zadávací dokumentace stavby. Jsou nadřazeny TKP. Pro Správce stavby je nezbytné věnovat jim plnou pozornost a osvojit si jejich požadavky Zadávací výkresy stavby (ZVS) Zadávací výkresy stavby (ZVS) určují požadavky na stavbu z technických a výsledných kvalitativních hledisek tj. zejména umístění stavby, prostorové uspořádání a druh konstrukcí. Podkladem ZVS jsou výkresy ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení (DSP), doplněné o případné podmínky stavebního povolení a údaje potřebné pro vypracování soupisu prací. ZVS musí být zpracovány do podrobností, které spolu s TKP a ZTKP úplně určují technické a kvalitativní požadavky objednatele na stavbu a její zhotovení. Správce stavby je povinen podrobně znát tuto dokumentaci a proto ji musí řádně prostudovat a seznámit se s ní do všech detailů a to ještě v období před zahájením vlastních stavebních prací. Důležité jsou zejména následující údaje: rozsah stavby a její členění, druhy konstrukcí a prací, zvláštní technologie a neobvyklé stavební postupy a dílce, bilance zemních prací, zemníky, lomy, skládky, dopravní trasy pro přemístění zemin a materiálů, demolice, práce s použitím trhavin, úpravy a přeložky sítí, ochranná pásma, podmínky práce uvnitř jejich hranic, typová dokumentace objektů nebo konstrukcí, vytyčovací soustava celé stavby a podrobnosti jejích částí, rozsah a charakteristiky staveniště a přístupy na staveniště z veřejných komunikací, druh a rozsah pomocných konstrukcí a prací určených zadávací dokumentací stavby: požadavky objednatele na pomocné práce, staveništní náklady uplatněné zhotovitelem Cenovou problematiku obsahuje soupis prací (SP), který pro zadání zakázky obsahuje dílčí určení stavebních prací a jejich výměry. Viz též
15 3.2.8 Dopis nabídky včetně přílohy k nabídce Uchazeč v závěru nabídkového řízení stvrzuje, že prostudoval zadávací dokumentaci stavby pro realizaci výše uvedené stavby a že nabízí provedení a dokončení stavby v souladu s předmětnou nabídkou za určenou cenu, kterou vyčísluje v Kč. Potvrzuje, že souhlasí s platností nabídky do objednatelem určeného termínu a uznává, že příloha k nabídce je součástí předmětného dopisu nabídky. Do uzavření Souhrnu smluvních dohod není předmětná nabídka závazná. PŘÍLOHA K NABÍDCE obsahuje podrobnou specifikaci nejdůležitějších údajů o stavbě specifikující ustanovení vybraných článků Obchodních podmínek (termíny dokončení stavby, záruční doby a výše záruk za provedení díla a odstranění vad, smluvní pokuty, procento pro případnou úpravu cen provizorních položek, úpravy kvůli změnám v nákladech, výši finanční zálohy, lhůty pro předložení všech druhů pojištění) Nabídka zhotovitele Uvádí závažné údaje, jejich znalost je nezbytná pro zajištění výkonu stavebního dozoru. Nabídka obvykle sestává ze 6-ti částí: A. Základní dokumenty: zmocnění k zastupování, vlastní nabídkový list (formulář nabídky), přílohy k nabídce a oceněný soupis prací. B. Kvalifikační předpoklady: formulář-prokázání kvalifikačních předpokladů, formulář-čestná prohlášení statutár. zástupců a odpovědné osoby. C. Další předpoklady pro plnění veřejné zakázky: formulář-všeobecné údaje o uchazeči, formulář-organizační struktura, formulář-plná moc (podpisy statutárních zástupců). Informace finanční: formulář-finanční výkazy, formulář-bankovní informace o účtech. Informace o odborné způsobilosti: formulář-personál uchazeče, formulář-odborná praxe klíčového personálu, formulář-stavební stroje a zařízení, formulář-plán prací a časový plán vč. tabulky podzhotovitelů, formulář-zkušenosti zhotovitele vč. ročního obratu, formulář-údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně, formulář-spory, formulář-systém zajištění jakosti. D. Cenová část: celková rekapitulace, soupis prací v digitální formě, hod.sazby profesí a strojů, ceny materiálů, soupis prací v tištěné formě. E. Příloha: jistota za nabídku. F. Prohlášení o návštěvě staveniště. Nabídkový formulář uvádí vedle identifikačních údajů zhotovitele zejména nabídkovou cenu díla (maximální cenu), kterou je možno měnit jen za podmínek uvedených ve Smlouvě o dílo. Tyto podmínky jsou uvedeny v OP, v ZOP a v úvodních kapitolách soupisu prací dle OTSKP. Oceněný soupis prací je výchozím dokumentem pro oceňování provedených prací. Správce stavby je povinen se důkladně seznámit s jeho obsahem. Důležité jsou především: a) struktura soupisu prací (členění na úseky, objekty, skupiny prací a položky dílčích prací), b) všeobecná ustanovení soupisu prací, kde je uvedeno vysvětlení jak chápat obsah a údaje soupisu prací a pokyny k jeho správnému použití: použití a placení položek skupiny stavebních dílců O-všeobecné konstrukce a práce, obsah preliminářových položek a způsob jejich placení, alternativní položky nebo podmínky pro jejich návrh zhotovitelem, základní položky, jejich náplň, způsob placení a doprovodné položky, specifické požadavky na realizační dokumentaci apod. 14
16 c) soubor položek jednotlivých prací a způsob měření jejich množství. Nutno podrobně prostudovat doplňky ke standardním popisům podle Popisovníku prací PK, d) celkový souhrn stavby (sestava, preliminář na předvídané náklady, případná vyrovnávací položka), který uvádí nabídkovou cenu díla. Pro správnou znalost a použití soupisu prací je nezbytné mít na paměti, že je nutno jeho údaje chápat a vysvětlovat ve vztahu k OP, ZOP, TKP, ZTKP, OTSKP a ostatním dokumentům zadávací dokumentace stavby. Při odlišnostech mezi ZVS a SP platí ustanovení soupisu prací. V dalším je třeba věnovat pozornost i zbývajícím přílohám nabídky, kterými jsou zejména: seznam podzhotovitelů, seznam důležitých strojů a zařízení. Vzhledem k tomu, že zhotovitel není oprávněn bez souhlasu měnit v průběhu stavby schválené a nabídkou přijaté podzhotovitele ani v nabídce uvedené rozhodující strojní zařízení, je třeba v průběhu stavby kontrolovat dodržování tohoto pravidla Záruky Za provedení díla je potvrzení bankovního domu o poskytnutí finanční záruky zhotoviteli na dobu výstavby s platností do termínu dokončení díla dle SoD. Správce stavby nepotvrdí první dílčí platbu, pokud nebude předložena předmětná záruka! Za zálohu je potvrzení bankovního domu o poskytnutí finanční záruky na provedení díla zhotoviteli. Splácí se prostřednictvím procentních odpočtů v každé platbě, což je nutné v průběhu fakturace kontrolovat. Správce stavby nepotvrdí souhlas s úhradou finanční zálohy, pokud nebude předložena předmětná záruka! Za odstranění vad díla je potvrzení bankovního domu o poskytnutí záruky zhotoviteli s platností od ukončení zálohy na provedení díla do uplynutí záruční lhůty dle SoD Technologické předpisy vyplývající z Plánu jakosti zhotovitele V rámci nabídkové dokumentace předkládají zhotovitelé svůj Plán jakosti, který mimo jiné obsahuje i stanovení základních technologických předpisů rozhodujících stavebních operací s tím, že detailní technologické předpisy budou vypracovány a projednávány před zahájením konkrétních technologických postupů. V případě těch technologických předpisů, jež prošly certifikačním procesem je žádoucí, aby Správce stavby je prostudoval, pochopil a dokázal je zkontrolovat při realizaci v praxi. V případě ostatních technologických předpisů, které nejsou v nabídkové dokumentaci obsaženy, s odkazem, že práce budou prováděny podzhotovitelsky, je nutno aby zhotovitel zajistil vypracování návrhů těchto technologických předpisů, jejich projednání a schválení alespoň na úrovni správce stavby. Ten zajistí rovněž jejich odborné ovládnutí do té míry, že bude schopen jejich plnění kvalifikovaně vyžadovat při realizaci stavby. Musí platit zásada, že se nevydá zhotoviteli souhlas k zahájení stavební operace, pokud nebude k dispozici schválený technologický předpis. Za splnění uvedeného požadavku musí být odpovědný příslušný asistent Správce stavby. Informace o rozsahu TePř se čerpají z dokumentace dle obsahu nabídky. 3.3 ZNALOST PODMÍNEK A ROZHODNUTÍ ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY Jednou ze základních povinností Správce stavby při výkonu stavebního dozoru je zajistit dodržování podmínek určených státními orgány, které chrání společenské zájmy ve vztahu ke stavbě a dohlížet na to, aby tyto podmínky byly dodržovány také zhotovitelem v průběhu provádění prací. Z uvedených důvodů je nezbytné, aby Správce stavby důkladně prostudovat a osvojil si stanoviska a rozhodnutí příslušných veřejnoprávních orgánů, jež k dané stavbě vznesly. Mimořádnou důležitost mají závěry z veřejnoprávních řízení, především: územní rozhodnutí o umístění stavby a jeho podmínky, stavební povolení a jeho podmínky Územní rozhodnutí o umístění stavby vymezuje území pro stavbu, tj. jednak stavební pozemek (trvalý zábor) a dále staveniště (trvalý a dočasný zábor). Podmínky územního rozhodnutí zabezpečují zájmy společnosti v území a zohledňují zejména: územně plánovací dokumentaci, stanovisko příslušného orgánu ŽP se závaznými podmínkami, které vylučují nebo omezují nepříznivé vlivy na životní prostředí, ochranu přírody a krajiny, ochranu zemědělského půdního fondu a pozemků plnících funkci lesa(nelze ani ztěžovat užívání a obhospodařování okolních pozemků průběhem stavby apod.), zájmy vlastníků dotčených a sousedních pozemků Stavební povolení určuje závazné podmínky pro provedení a užívání stavby podle ověřené DSP, které mají zabezpečit: 15
17 ochranu zájmů společnosti při výstavbě, dodržení obecně závazných technických požadavků, českých technických norem, technických podmínek MD ČR a jiných předpisů (např. CO, požární předpisy, hygienické předpisy apod.), požadavky dotčených úřadů státní správy (silniční správní úřady, vodohospodářské úřady, drážní úřady, dopravní inspektorát policie ČR, příslušné úřady životního prostředí a ochrany přírody a krajiny), omezení a nebo vyloučení negativních účinků stavby na životní prostředí. Pro stavbu pozemní komunikace bývá zpravidla určujících i několik typů stavebních povolení podle druhu a rozsahu předmětu stavebních prací. V úvahu přichází: St.P Speciálního stavebního úřadu (MD ČR), St.P Krajských úřadů a jimi pověřených odborů, St.P Městských, Obecních úřadů, Úřadů s rozšířenou působností a jimi pověřených odborů, St.P Vodoprávních úřadů, St.P speciálních úřadů drážních, státní letecké správy, národní obrany apod. Důležitým údajem stavebního povolení stavby je doba jeho platnosti, tj. zpravidla doba dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, protože pokyn zhotoviteli zahájit stavební práce musí být vydán nejpozději v uvedené době. Od platnosti stavebního povolení nutno odlišit lhůtu pro dokončení stavby určenou stavebním povolením. Správce stavby musí tuto lhůtu srovnávat se zhotovitelem navrhovaným programem prací, po případě jeho příslušnými úpravami a činit opatření, aby byla dodržena vymezená lhůta, nebo prodloužena stavebním úřadem. Jestliže součástí stavby je odstranění tj. bourání, demontáž nebo přemístění, jiné dokončené stavby, je nutno ověřit: rozhodnutí stavebního úřadu povolující a nebo nařizující odstranění stavby a jeho podmínky, existenci stanoveného technologického předpisu, podmínky pro odpojení elektrické, telekomunikační, vodovodní a kanalizační sítě a pro zabezpečení místo tohoto odpojení. Důležité je seznámit se s vlivem veřejné dopravy na průběh provádění prací a s podmínkami příslušných státních orgánů a správců komunikací. Jedná se zejména o objížďky po pozemních komunikacích, stavby dočasných objízdných komunikací, řešení provozu na nich, bezpečnostní zařízení,výluky provozu, trasy pro hromadnou přepravu zemin nebo stavebních materiálů a přepravu nadměrných nákladů Zajišťování stavbou vyvolaných stavebních prací pro cizí správce U vybraných odvětví národního hospodářství musí objednatel stavby respektovat zákonná ustanovení, která souvisejí s jeho konkretní stavbou, pokud ovlivňuje energetická zařízení, elektronické komunikace, vodovodní a kanalizační zařízení a rozvodné řady, atp. Podmínky pro vyvolané stavební práce a úpravy na stávajících zařízeních z důvodů nové výstavby upravují: Zák. č. 458/2000 Sb. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích, Zák. č. 274/2001 Sb. Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu, Zák. č. 127/2005 Sb. Elektronické komunikace. Předmětnými ustanoveními je uloženo majetkovému správci (vlastníku) zajistit soulad stávajícího průběhu inženýrských sítí s potřebami nové stavby (pozemní komunikace) na žádost a za peníze objednatele, který změnu vyvolává. Citovaná zákonná opatření se analogicky používají i pro úpravy průběhu dalších inženýrských sítí a zařízení (telekomunikace, zařízení ČD, správy letišť atp.). Na stavební práce uvedeného charakteru se uzavírá zvláštní smluvní vztah mezi správcem zařízení a objednatelem stavby pozemní komunikace. Předmět smluvního ujednání zpravidla obsahuje dvě formy zajištění: kompletní provedení přeložky a nebo potřebné úpravy zařízení zajistí sám majetkový správce (majitel) pro objednatele pozemní komunikace na podkladu žádosti o provedení, podle dokumentace díla, ve stanovených termínech a za příslibu finanční úhrady všech nákladů, zmocněním objednatele stavby pozemní komunikace od majitele inženýrské sítě a zařízení formou mandátního úkonu. V tomto případě vykonává objednatel stavby přípravnou a stavební činnost jménem majitele, po ukončení stavby vrací dílo zpět majetkovému správci. Majetkový správce si může vymínit svůj odborný dozor i své stavebně-montážní kapacity k provedení předmětu díla. Příslušné podmínky potvrzené smlouvou zahrne objednatel do ZDS a jsou tak součástí stavební dodávky vybraného uchazeče na zhotovení stavby včetně požadavků na součinnost pro správce stavby. 3.4 ZŘÍZENÍ ZÁZEMÍ PRO VÝKON ČINNOSTI Materiálně-technické zázemí má významný vliv na výkon stavebního dozoru. Jedná-li se o STÁLÝ DOZOR v úvahu přicházejí zejména: 16
18 kanceláře, konferenční místnost a temperovaný sklad na staveništi nebo v jeho sousedství, včetně potřebného nábytku, kancelářského vybavení a materiálu, s hygienickým zázemím a se zabezpečením vytápění a úklidu, technické vybavení počítače, kreslící potřeby, reprodukční zařízení, kalkulačky, měřící nářadí a přístroje, zkušební zařízení a přístroje pro kontrolní činnost, potřebné technické normy a předpisy, digitální fotoaparáty, kamery-video, spojové prostředky stabilní a mobilní telefony, fax, , vysílačky apod. dopravní prostředky osobní auta, vhodná pro jízdu v terénu, ubytování pro personál správce stavby, případně jejich rodiny: rodinné domky, byty, ubytovny event. penziony, stravování na staveništi s možností občerstvení: jídelna, bufet, prodejní automaty na kávu, čaj, nealkoholické nápoje apod. ochranné pomůcky a oděvní součásti pro pobyt na staveništi. Jedná-li se o OBČASNÝ STAVEBNÍ DOZOR jsou a nebo mohou být podstatně redukovány dílčí složky uvedeného materiálního zázemí na: samostatná kancelář a temperovaný sklad na staveništi nebo v jeho okolí s potřebným vybavením pro jeho výhradní používání, nebo: vyhrazený pracovní stůl a případně úložný prostor v prostorách užívaným zhotovitelem, používání hygienické zařízení společné pro zhotovitele a správce stavby (WC, umyvárna), zajištění dopravy po staveništi, najmutím dopravního prostředku, zapůjčení měřícího a zkušebního vybavení, mobilního telefonu, PC, faxu, poskytnutí ochranných pomůcek a oděvních součástí pro pobyt na staveništi. Nositelem materiálního zabezpečení může být: a) objednatel, b) zhotovitel, c) případná kombinace účasti obou partnerů. Převažující úloha objednatele při materiálním zabezpečení správce stavby je vhodná a pravděpodobnější při občasném stavebním dozoru a nebo u stálého dozoru na technicky jednodušších stavbách. Jestliže jde o velké a technicky náročné stavby s delší dobou výstavby, je účelné, aby hlavním nositelem materiálního zabezpečení potřeb výkonu správce stavby byl zhotovitel. V tomto případě je nezbytné, aby objednatel určil specifikaci potřeb, jež má zhotovitel zajistit a zahrnul je do soupisu prací příslušné položky skupiny stavebních dílů O. soupisu prací. Účelnost kombinované účasti objednatele a zhotovitele na materiálním zajištění výkonu stavebního dozoru posoudí a určí objednatel s přihlédnutím k podmínkám předmětné stavby a rozhodne o způsobu a dělbě účasti v potřebném předstihu. Podíl zhotovitele musí být opět promítnut do zadávací dokumentace stavby Administrativně-technické zázemí pro výkon činnosti správce stavby musí zajistit řádné plnění povinností a jasného přehledu o průběhu a stavu provádění díla se splněním požadavků SoD a požadavků vyplývajících z právních a technických předpisů. Písemný projev administrativní činnosti musí podchytit průběh provádění díla ve smyslu práv a povinností správce stavby, vyplývající ze smlouvy o dílo. a) Písemnosti a jejich evidence: zavedení spisového deníku (záznam,oběh a vyřizování spisů), způsob zakládání jednotlivých listin s určením členění podle druhu a stavebních úseků: desky základních listin (stavební povolení, protokoly předání staveniště apod.), desky zkoušek průkazních, kontrolních a přejímacích, desky protokolů různých druhů (o shodě, o jakosti apod.), desky faktur (po stavebních objektech). b) Stavební deník: uchovává jednu kopii po celou dobu stavby, desky listů jednotlivých stavebních deníků. c) Dokumentace provedení díla: zadávací dokumentace stavby, realizační dokumentace, evidence změn a dodatečných prací. d) Dokumentace předkládané zhotovitelem v průběhu stavby: program prací na dané časové období, odhad plateb na dané období, 17
19 harmonogramy postupu výstavby, soupisy provedených prací, souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele stavby o hodnocení jakosti díla (SZZZS/J). e) Dokumentace z kontrolních dnů výstavby (vzor v příloze č. 8.3). f) Dokumentace z kontrolních dnů jakosti. 3.5 PŘÍPRAVA PRO PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ ZHOTOVITELI Objednatel stavby je povinen předat zhotoviteli staveniště ve smyslu čl. 2.1, druhý odstavec ZOP a určit úlohu Správce stavby k tomuto úkonu. Obvyklé u velkých staveb je, že staveniště předává statutární zástupce objednatele a Správce stavby je neopominutelným účastníkem řízení. Je povinen se jednání zúčastnit a při jeho předávání maximálně uplatnit veškeré znalosti a informace, jež dosud o staveništi získal v rámci své přípravy na výkon funkce. Příprava pro předání staveniště sestává z následujících kroků: 1) Zabezpečení vytýčení obvodu staveniště, stabilizace vytyčovacích bodů a vypracování vytyčovacího protokolu včetně souřadnic příslušných bodů směrové a výškové polohy. 2) Svolání vlastního aktu předání staveniště. 3) Příprava písemné zprávy pro předání staveniště, koncept protokolu jako podklad pro prohlášení zhotovitele o převzetí staveniště. Obvykle její součástí je předání i dokladové části- stavebních povolení a autorizované dokumentace dalších výtisků DSP a ZDS Body vytyčovací sítě Předáním stabilizovaných pevných bodů vytyčovací sítě stavby je míněno předání bodů osazených v terénu způsobem uvedeným v TKP a vytyčených v souladu se stavebním zákonem, Zákonem o zeměměřičství č. 200/ 1994 Sb. a Vyhláškou č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů. Body vytyčovací sítě musejí být v terénu bezpečně zajištěny a zhotoviteli bude předán polohopis základních i zajišťovacích bodů. Předávání se zpravidla uskutečňuje na úrovni odborníků- -ÚOZI objednatele a zhotovitele Pozvánka na předání staveniště Svolavatel aktu předání staveniště předá zhotoviteli pozvánku na předání staveniště a současně mu předá návrh Protokolu o předání staveniště, který zahrnuje veškeré údaje o staveništi známé k datu předání. (Vzor pozvánky k předání je uveden v příloze č. 8.2). Osnova protokolu pro předání staveniště: název stavby, projektant, zhotovitel, správce stavby, objednatel, datum předání staveniště, stručný popis stavby s případným rozdělením do částí předávaných postupně, seznam částí stavby předávaných jako staveniště najednou nebo postupně s odkazem na výkresy výkupových elaborátů, přístupy na staveniště podle dokumentace organizace výstavby, nebo vyplývající ze stavebního povolení, stanovení hranic staveniště s alternativním vyznačením: v terénu a v polohopisu stavby, souřadnic bodů hranice staveniště s vyznačením polohopisu stavby, seznamu bodů hranice staveniště odvozených z vytyčovací sítě stavby a s určením vztahů k jejím stabilizovaným bodům Předání staveniště zhotoviteli Program předání staveniště představuje postup dle dílčích bodů předem předaného návrhu Protokolu o předání staveniště. Svolavatel vyzve přítomné účastníky k prohlídce předmětného staveniště. Pokud staveniště neodpovídá stavu popsaném v návrhu protokolu, rozšíří se prohlášení zhotovitele o převzetí staveniště tak, aby text vystihoval skutečnost. Předání staveniště je ukončeno podpisem Protokolu a písemným prohlášením, že zhotovitel (viz čl. 2.1 druhý odstavec ZOP) staveniště (případně jeho část) přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si vědom důsledků vyplývajících z nedodržení hranic staveniště. Doporučuje se dikci uvedenou v OP dodržet a v celém rozsahu vepsat do Protokolu Pokyn k zahájení prací Jestliže zhotovitel splnil závazky, které vyplývají pro zahájení prací ze SoD, tj.: poskytnutí jistot a bankovních záruk a prokázání uzavření příslušných pojištění, bylo předáno staveniště, je možno bezprostředně zahájit výkon stavebního dozoru, 18
20 vydá Správce stavby pokyn zhotoviteli k zahájení prací ve smyslu čl. 8.1 OP (Zahájení prací). 4 VÝKON ČINNOSTI V PRŮBĚHU STAVBY 4.1 VŠEOBECNĚ Vlastní výkon stavebního dozoru začíná souběžně se zahájením stavebních prací na staveništi. Podmínkou pro hladký průběh výkonu činnosti SD je řádná příprava (viz. část 3.) v období mezi jmenováním správcem stavby a vydáním pokynu k zahájení stavebních prací. 4.2 PROGRAM PRACÍ ZHOTOVITELE A ODHAD PLATEB Vyžádání programu prací a plateb od zhotovitele Po předání staveniště a vydání pokynu zhotoviteli k zahájení prací vyzve správce stavby odpovědného zástupce zhotovitele k předložení Programu prací. Ten má být předložen do lhůty 28 dnů od obdržení pokynu k zahájení (viz. čl. 8.3 OP Program prací). Zhotovitel předloží aktualizovaný Program vůči postupu uvedeném v nabídce a tento bude kdykoliv aktualizovat, pokud předchozí program nebude souhlasit se skutečným postupem. Program prací bude obsahovat: postup, kterým hodlá zhotovitel realizovat stavbu jako celek (měsíc, čtvrtletí, rok), časový plán projektových prací zhotovitele (RDS) a jeho dokumentace (VTD, TP a TePř), postup zadávání poddodávek,výrobních zařízení, dodávek na staveniště, montáží a zkoušení, předpoklad čerpání finančních nákladů a postup fakturace (měsíc, čtvrtletí, rok), ostatní, zvlášť vyžádané dokumenty a podklady Správcem stavby, doprovodná technická zpráva s popisem hlavních etap provádění prací a údaje o počtu personálu zhotovitele v každé specializaci Odsouhlasení programu prací Předložený Program posoudí správce stavby z následujících hledisek: zda plánované práce lze provést s ohledem na: postupné předání staveniště, na předpokládané roční období, na projektové zabezpečení RDS a VTD (výrobně- -technická dokumentace), na další okolnosti, zda plánované práce zajistí splnění celkové lhůty výstavby, dílčích objektů a návazných mezietap výstavby, zda objemy plánované výše fakturace souhlasí s objemy prací ve smlouvě a zajištěnými zdroji k financování stavby, zdali jsou zajištěny podmínky smlouvy týkající se věcného i finančního rozsahu stavby. Pokud není spokojen s předloženým Programem, žádá na zhotoviteli vysvětlení toho, co shledá sporným. Pokud nedostane uspokojivou odpověď, žádá zhotovitele o úpravy a nebo dílčí přepracování a informuje o skutečnosti objednatele. Souhlas správce stavby s časovým a finančním plánem však nezbavuje zhotovitele celkové odpovědnosti za dodržení lhůty dokončení prací (viz čl. 3.1c. OP Povinnosti a pravomoc Správce stavby). Pokud správce stavby do 21 dnů poté, co obdržel program prací, neoznámí zhotoviteli v čem Program neodpovídá Smlouvě o dílo, bude zhotovitel postupovat v souladu s Programem. Odsouhlasený Program prací v přiměřeném měřítku se umístí na viditelném místě v kanceláři stavby Kontrola souladu postupu prací s předloženým programem Během stavby porovnává správce stavby průběh dodávek, projektů a stavebních prací s Programem. Zjištěné odlišnosti jsou předmětem operativních rad, jednání kontrolních dnů apod. V těchto případech se žádají nápravná opatření, posílení výrobních kapacit a nebo se využívají opatření dle čl. 8.6 OP (Rychlost postupu). 4.3 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ DÍLA Všeobecně Dokumentace pro provedení díla zahrnuje veškerou písemnou dokumentaci ve vztahu k příslušnému dílu (stavbě), kterou: předá objednatel zhotoviteli, 19
MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor silniční infrastruktury VÝKON STAVEBNÍHO DOZORU NA STAVBÁCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ METODICKÝ POKYN Schváleno: MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26. 4. 2006 s účinností od 1. 5.
Státní fond dopravní infrastruktury OBOROVÝ TŘÍDNÍK STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PRACÍ STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ČÁST II SOUPIS PRACÍ STAVBY Metodický pokyn na sestavení SP a použití Schváleno: Centrální

References: čl. 3
 čl. 3
 čl. 3
 čl. 3
 čl. 2
 čl. 2
 čl. 8
 čl. 8
 čl. 3
 čl. 8