Source: https://www.scribd.com/document/335558378/Asientos-Julio
Timestamp: 2018-09-22 03:32:55+00:00

Document:
Uploaded by Tito Coral Macedo
Contrato de Locacion de Servicios Word
Trabajo Final Grupo 6
Pliego Contrato Obras Edar
SV-05-14_Pliego-FIRMADO
Estudios Previos Contrato 066 de 2015
Est Previos Proyecto Cultura Junio
caminosii-140913172818-phpapp02
i.e. 80095 Jose Olaya c.p. Huancaquito Alto
RC_196_2010_CG_.pdf
Carta Informe Compatib.suruvara y Miaco
f VAL02 MejSapUbs SM Kr
2 Cronograma de Materiales Suruvara, Miaco
adicionalesdeobra-informe.doc
A Etiqueta Folder MejSapUbs SM
x4 Carta Informe Compatib NO
B_Asiento Apertura Cuaderno de Obra
f VAL04 MejSapUbs SM Kr
e PGastos MejIE80130
calculodeadelantomateriales-modelod36bb7-140504224042-phpapp01 (1).pdf
PERFIL TECNICO ATASH.pdf
i RequerimientoInsumos SapUbs Capuli
formulario_001-solicitud_7_0_0
ASIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014
Asiento N° 4508
Asunto: Imposibilidad de realizar servicios en DME 217+700
Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor, que reiteramos todo lo indicado en nuestro
asiento Nº 3204, en vista que las situaciones y solicitud descritas en el mencionado.
Asiento N° 4509
Con relación al asiento N° 4508 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 3210.
Asiento N° 4510
Asunto: Sectores atrasados por espera de informe arqueológico Supervisión
Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor, que con relación a sus asientos 3211 y 3212
reiteramos todo lo indicado en nuestros asientos Nº3205 y 3206, en vista que las situaciones y solicitud
descritas en los mencionados asientos aún continúan perjudicando nuestro proceso constructivo y en
consecuencia a la ruta crítica de la obra, lo que son hechos no imputables al Contratista.
Asiento N° 4511
Con relación al asiento N° 4510 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 4055.
Asiento N° 4512
Asunto: Imposibilidad de realizar servicios en DME 214+380 – Asiento Nº 2245
Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor que reiteramos todo lo indicado en nuestro
asiento Nº2414, en vista que las situaciones descritas en el mencionado asiento aún continúan.
Asiento N° 4513
Asunto: Reitera Asiento N° 3898 - Impedimentos para ejecutar la obra
asiento Nº 3898, en vista que las situaciones descritas en el mencionado asiento aún subsisten y continúan
afectando la correcta ejecución de los trabajos previstos.
Asiento N° 4514
Asunto: Adecuación del replanteo trazo del Km 162+400 al Km 162+700
Mediante el presente asiento manifestamos que, con carta Nº 312-2014/CC2-RO de fecha 03.07.2014, para
su revisión y aprobación se presento los planos de adecuación del replanteo del trazo del Km 162+400 al
Km 162+700 que comprende un afinamiento del trazo aprobado por la Entidad conforme se consigna en
vuestra Carta Nº 427-2013-CSCII-JS, debido a una interferencia social no resuelta que impide la
continuación de la obra.
Asiento N° 4515
Asunto: Modificacion de trazo de variante Km 194+300 al Km 195+786
Mediante el presente asiento dejamos constancia que, con carta Nº 313-2014/CC2-RO de fecha
03.07.2014, se presento los planos de modificación de trazo de variante del Km 194+300 al Km 195+786,
que comprende el sector de la concesión minera no metálica de la Calera Bendición de Dios, que realiza
trabajos de explotación de roca caliza en la ladera donde el Expediente Técnico define el trazo de la
carretera, situación que imposibilita la continuación de la obra siguiendo el trazo original según les fuera
informado y reiterados en asientos del cuaderno de obra y cartas sobre el particular.
Por lo que, en el contexto de nuestra sugerencia de nuestro asiento N° 4397 a través de una modificación
del trazo primigenio se supera la interferencia antes mencionada, lo que implicará obras no previstos en el
07. a fin de proceder con las investigaciones de suelos complementarias para definir la necesidad de mejoramiento de suelos y subdrenes.07. Asiento N° 4518 03.2014 Asunto: Reubicación de Alcantarilla TMC Ø 36” Km 166+315.07. que también deben ser oportunamente realizadas para la elaboración del expediente adicional correspondiente.07.07.07. Asiento N° 4517 03.07. se solicitó la verificación y aprobación de la modificación del trazo sugerida. por la necesidad de desplazar el eje del trazo al lado derecho para evitar afectar parte de una pared del cementerio de la ciudad de Chota. por lo que deben ser debidamente encaminadas para su aprobación. Asiento N° 4516 03.07. con carta Nº 315-2014/CC2-RO de fecha 03.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4515 se indica que el documento presentado por el contratista será derivado a nuestro especialista en Trazo y Topografía y oportunamente emitiremos el pronunciamiento respectivo y oportunamente de ser el caso se remitirán los documentos al PACRI para que realicen las gestiones para de liberación del nuevo trazo y otra gestión para la obtención por parte de la Entidad del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA. Asiento N° 4520 DEL CONTRATISTA 04. incluida en el Proyecto a través del Presupuesto Adicional N° 07 aprobado. Por lo que. para su revisión y aprobación se presento los planos de adecuación del replanteo del trazo del Km 165+120 al Km 165+310 que comprende un afinamiento del trazo aprobado por la del trazo aprobado por la Entidad conforme se consigna en vuestra Carta Nº 427-2013-CSCII-JS. Confirmamos que se mantendría la necesidad del ensanche de la plataforma. Por lo que.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4514 se indica que el documento presentado por el contratista será derivado a nuestro especialista en Trazo y Topografía y oportunamente emitiremos el pronunciamiento respectivo. Asiento N° 4522 DEL CONTRATISTA 04. replanteo de obras de arte entre otros.07. muro de sostenimiento y la reposición de un paño de concreto de la losa deportiva existente en el sector. que se emplaza dentro de la plataforma proyectada. que reiteramos todo lo indicado en nuestro asiento Nº2559.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4513 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 3828. debiendo señalar que los trabajos mencionados no se encuentran contemplados en el expediente técnico.2014 Asunto: Adecuación del replanteo trazo del Km 165+120 al Km 165+310 Mediante el presente asiento manifestamos que.2014. Asiento N° 4519 03.2014 Asunto: Imposibilidad de realizar servicios en DME 216+350 – Total Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor. para su revisión y aprobación se presento los planos de replanteo de la Alcantarilla TMC Ø 36” Km 166+315.50 Mediante el presente asiento manifestamos que. diligentes gestiones para de liberación del nuevo trazo por el PACRI y la obtención por parte de la Entidad del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA.50. asimismo. en vista que las situaciones y solicitud descritas en el mencionado asiento aún continúan.2014. habiéndose definido la nueva ubicación del muro de sostenimiento previsto en el segmento del Km 165+180 al Km 165+210.expediente técnico que deben ser debidamente encaminadas para su aprobación.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4512 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 2245. con carta Nº 314-2014/CC2-RO de fecha 03. Asiento N° 4521 DEL CONTRATISTA 04. se solitó su verificación y aprobación. reubicada en el Km 166+349 .
I. cuyos trabajos fueron interrumpidos según las coordinaciones efectuadas con la Supervisión. Asiento N° 4528 DEL CONTRATISTA 05.L. base granular y concreto asfaltico). en vista que las situaciones y solicitud descritas en el citado asiento aún continúan vigente. Asiento N° 4529 DEL CONTRATISTA 05. reiteramos nuestro Asiento N° 3914. siendo urgente que la Supervisión defina las acciones necesarias para dar solución al decremento de la potencia de la cantera Chota.debido al impedimento que reportó su construcción por la férrea oposición del propietario del terreno donde inicialmente fue previsto su emplazamiento y descarga.R. Asiento N° 4530 DEL CONTRATISTA 05. instamos a la Entidad por intermedio del Supervisor a definir una urgente solución al problema expuesto. en vista que las situaciones y solicitud descritas en el mencionado.I. ante la negativa de los propietarios de la calera de paralizar sus operaciones de explotación y debido a que la alternativa del cambio del trazo..2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4522 se indica que el documento presentado por el contratista será derivado a nuestro especialista en Obras de Arte y oportunamente emitiremos el pronunciamiento respectivo. Mediante el presente asiento reiteramos nuestro Asiento N° 3952. Asimismo.2014 Asunto: Negativa de propietarios de la calera Bendición de Dios E.2014 Asunto: Remite Informe Socio-Ambiental Junio 2014 .2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4520 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 1898.L.07.2014 Asunto: Reporte de personal. que directamente afecta la oferta de agregados pétreos requeridos por el Proyecto (subbase. ubicada en Km 194+740 al Km 194+800 para la ejecución del trazo de la carretera en este sector Mediante el presente asiento. Asiento N° 4524 04.07. afecta directamente la ejecución de los trabajos de explanaciones de la variante de Proyecto del Km 194+300 al Km 195+800. en vista que a la fecha la falta de solución a la interferencia por la explotación de la calera Bendición de Dios E. maquinaria y equipo del mes Junio 2014 Por medio del presente asiento dejamos constancia que. Asiento N° 4527 DEL CONTRATISTA 05. con Carta Nº 320-2014/CC2-RO de fecha 05. Asiento N° 4526 DEL CONTRATISTA 05.07. a fin que la situación presentada no conlleve a atrasos de nuestras obligaciones contractuales.07.2014 Asunto: Imposibilidad de realizar servicios en DME 217+700 Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor.R.2014.07. que reiteramos todo lo indicado en nuestro asiento Nº 3204.07.07.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4521 se indica que el documento presentado por el contratista será derivado a nuestro especialista en Trazo y Topografía y oportunamente emitiremos el pronunciamiento respectivo.2014 Asunto: Oposición a la exploración y explotación de la cantera Chota a partir del Km 163+500 hacia aguas arriba del rio Chotano.07.07. maquinaria y equipo al 30 de junio del 2014 que se encuentra en Obra. se presento el reporte de personal. Asiento N° 4525 04. Asiento N° 4523 04. dejaría sin provecho los trabajos que se venía ejecutando el Consorcio Cajamarca2 en este sector.
Planta de asfalto y acsesorios TEREX Magnun 140 En este sentido se solicita la verificación y certificación de la llegada de dicho equipo reportado a obra.2014 Asunto: Reitera Asiento N° 3898 .Por medio del presente asiento manifestamos que. Asiento N° 4531 05. para su evaluación respectiva.07.2014 se incorporo a obra el siguiente equipo: .2014 Asunto: Incorporacion de equipo a obra Comunicamos a la Supervison que el dia del hoy 06.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4529 se corrobora lo manifestado por el Contratista en referencia a la presentación del personal. lo que son hechos no imputables al Contratista.07. Asiento N° 4534 05. en vista que las situaciones descritas en el mencionado asiento aún subsisten y continúan afectando la correcta ejecución de los trabajos previstos. para conocimiento y fines se remito a la Supervisión el Informe Socio-Ambiental correspondiente al mes Junio 2014.07. Asiento N° 4535 05. maquinaria y equipo al 30 de junio del 2014.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4530 se corrobora lo manifestado por el Contratista en referencia a la presentación del Informe Socio-Ambiental correspondiente al mes Junio 2014.07.2014.07. en vista que las situaciones y solicitud descritas en los mencionados asientos aún continúan perjudicando nuestro proceso constructivo y en consecuencia a la ruta crítica de la obra. .07.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4526 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 3210.07. Asiento N° 4537 DEL CONTRATISTA 06. que con relación a sus asientos 3211 y 3212 reiteramos todo lo indicado en nuestros asientos Nº3205 y 3206.07. Asiento N° 4532 05. Asiento N° 4536 DEL CONTRATISTA 06. documentación que será derivada a nuestra especialista en Impacto Ambiental. Asiento N° 4538 DEL CONTRATISTA 06. Asiento N° 4539 06.07.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4527 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 3798.Impedimentos para ejecutar la obra Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor que reiteramos todo lo indicado en nuestro asiento Nº 3898.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4536 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 4055.07.2014 Asunto: Sectores atrasados por espera de informe arqueológico Supervisión Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor.07.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4528 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 4021. Asiento N° 4533 05. con Carta Nº 322-2014/CC2-RO en fecha 04.
2014 Asunto: Necesidad de pase de agua Mediamte el presente asiento manifestamos que.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4537 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 3828. la necesidad de instalar provisionalmente una tubería de 4” para mantener el flujo de agua para riego hasta la construcción de la estructura requerida.07. Asiento N° 4543 DEL CONTRATISTA 07. se solicito autorización para realizar la demolición de los baños públicos ubicados en el Km 165+300 que entendemos que es de propiedad de la Municipalidad Provivcial de Chota. Asiento N° 4546 07.07.2014 Asunto: Imposibilidad de realizar servicios en DME 214+380 – Asiento Nº 2245 Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor que reiteramos todo lo indicado en nuestro asiento Nº2414.07. Así también.Asiento N° 4540 06. abandonados y sobre todo interfieren el trazo y por lo tanto con la construcción de la carretera. Asiento N° 4547 07.07.07. En ese sentido.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4538 se toma conocimiento de lo manifestado por el contratista respecto a la incorporación de la Planta de asfalto y acsesorios TEREX Magnun 140. lo que permitirá garantizar el riego hacía la parte baja de la Tahona.06.07. con la solicitud del Comité de Regantes de la parte baja de la Tahona para que se considere un pase de agua en la quebrada tres ríos. están en desuso. Asiento N° 4548 DEL CONTRATISTA 08.2014. debido a que la distribución del riego en este sector. estructura no prevista en el Expediente Técnico del Proyecto que generará prestaciones adicionales que deben ser debidamente encaminadas para su aprobación en el presupuesto adicional correspondiente. Asiento N° 4544 DEL CONTRATISTA 07. Asiento N° 4542 DEL CONTRATISTA 07.07. Asiento N° 4545 07. Al respecto.2014 Asunto: Solicita autorización para demoler baños públicos Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor que. con carta Nº 319-2014/CC2-RO de fecha 07. genera la necesidad de proyectar un pase de agua para el cruce con la carretera en construcción. en vista que las situaciones descritas en el mencionado asiento aún continúan.07. Asiento N° 4541 06.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4544 se toma conocimiento de lo manifestado por el contratista.2014 Asunto: Imposibilidad de realizar servicios en DME 216+350 – Total .2014. para el riego de sus cultivos en temporada de verano. en atención a vuestra carta Carta N° 425-2014-CSCII/JS que en anexo alcanzó la Carta S/N de fecha 30.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4542 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 2245.07. con nuestra Carta N° 321-2014/CC2-RO se corroboró lo solicitado por dicho Comité. solicitamos su participación para liberar este inconveniete.07.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4543 se indica que el documento presentado por el contratista se derivará a la Municipalidad Provincial de Chota respecto a la solicitud de demolición de los baños públicos ubicados en el Km 165+300.
las prestaciones adicionales que generan el Presupuesto Adicional Nº 10 de la obra “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape – Cochabamba – Cajamarca.Impedimentos para ejecutar la obra Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor que reiteramos todo lo indicado en nuestro asiento Nº 3898. Asimismo.41 incluido el IGV. adjunto al incompatibilidad se remitio la Resolución de Gerencia Central N° 3119-2014-CG/GCAL. Asiento N° 4556 DEL CONTRATISTA 10. Port lo que.2014 Asunto: Reitera Asiento N° 3898 . 13’023.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4552 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 3210. debemos señalar que la aprobación del citado adicional afecta directa e indirectamente partidas del CAOA vigente. el Contratista en el plazo establecido por la Ley presentará el correspondiente de sustento de la ampliación de plazo de acuerdo al numeral 4 del artículo 200 del RLCE. Asiento N° 4549 DEL CONTRATISTA 08. con precios referidos al mes de noviembre de 2010.5. que luego de su revisión emitiremos la posición del Consorcio sobre el particular.974.07. que reiteramos todo lo indicado en nuestro asiento Nº2559. en vista que las situaciones y solicitud descritas en el mencionado asiento aún continúan. hasta por la suma de S/.07. Tramo: Chota – Bambamarca Hualgayoc”.2014 Asunto: Imposibilidad de realizar servicios en DME 217+700 Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor.Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor. Asiento N° 4554 09. Asiento N° 4552 DEL CONTRATISTA 09.07. autorizando previa a la ejecución y pago.2014.2014 Asunto: Pronunciamiento de la CGR respecto al Recurso de Apelacion interpuesto al Presupuesto Adicional N° 10 Dejamos constancia que con Carta N° 996-2014-MTC/20. por lo que de resultar necesario un plazo adicional para la culminación de obra. en vista que las situaciones descritas en el mencionado asiento aún subsisten y continúan afectando la correcta ejecución de los trabajos previstos.07. Asiento N° 4550 08.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4549 se toma conocimiento de lo manifestado por el contratista respecto al Pronunciamiento de la CGR respecto al Recurso de Apelacion interpuesto al Presupuesto Adicional N° 10.07. Asiento N° 4551 08.07. que con relación a sus asientos 3211 y 3212 reiteramos todo lo indicado en nuestros asientos Nº3205 y 3206. de la Gerencia de la Unidad Gerencial de Obras de PROVIAS NACIONAL de fecha 08 de Mayo del 2014 se nos comunicó el Oficio N° 00952-2014CG/GCAL de fecha 04 de julio del 2014. Asiento N° 4555 09.2014 Asunto: Sectores atrasados por espera de informe arqueológico Supervisión Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4553 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 3828.04. Asiento N° 4553 DEL CONTRATISTA 09. que reiteramos todo lo indicado en nuestro asiento Nº 3204. en vista que las situaciones y solicitud .07. que resuelve estimar en parte el recurso de apelación interpuesto a la resolución de Gerencia central N° 007-2014-CG/GCAL del 29. en vista que las situaciones y solicitud descritas en el mencionado.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4548 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 1898.07.
07.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4557 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 3798.descritas en los mencionados asientos aún continúan perjudicando nuestro proceso constructivo y en consecuencia a la ruta crítica de la obra.I.07. base granular y concreto asfaltico). a fin que la situación presentada no conlleve a atrasos de nuestras obligaciones contractuales. documentación que será derivada a nuestra especialista en Impacto Ambiental.L.07.07.07.2014 Asunto: Negativa de propietarios de la calera Bendición de Dios E. ante la negativa de los propietarios de la calera de paralizar sus operaciones de explotación y debido a que la alternativa del cambio del trazo. Asiento N° 4562 DEL CONTRATISTA 11. ubicada en Km 194+740 al Km 194+800 para la ejecución del trazo de la carretera en este sector Mediante el presente asiento.2014 Asunto: Remite Expedientes de nueva área auxiliar – Polvorin Dejamos constancia que. se remitió a la Supervisión el Expediente del área auxiliar nueva del Polvorin. afecta directamente la ejecución de los trabajos de explanaciones de la variante de Proyecto del Km 194+300 al Km 195+800.07.L. siendo urgente que la Supervisión defina las acciones necesarias para dar solución al decremento de la potencia de la cantera Chota.2014 Asunto: Oposición a la exploración y explotación de la cantera Chota a partir del Km 163+500 hacia aguas arriba del rio Chotano. Asiento N° 4561 10. dejaría sin provecho los trabajos que se venía ejecutando el Consorcio Cajamarca2 en este sector. en vista que las situaciones y solicitud descritas en el citado asiento aún continúan vigente. elaborado por el Consorcio Cajamarca 2 de acuerdo con los requerimiento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental y su reglamento. que la documentación remitida constituye un apoyo y contribución al desarrollo de la obra. Precisando.2014. instamos a la Entidad por intermedio del Supervisor a definir una urgente solución al problema expuesto.I.R.07. para su evaluación respectiva.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4558 se corrobora lo manifestado por el Contratista en referencia a la presentación del Expediente del área auxiliar nueva del Polvorin.07. lo que son hechos no imputables al Contratista. que directamente afecta la oferta de agregados pétreos requeridos por el Proyecto (subbase. en vista que las situaciones y solicitud descritas en los mencionados asientos aún continúan perjudicando nuestro proceso constructivo y en consecuencia a la ruta crítica de la obra. reiteramos nuestro Asiento N° 3914. Asimismo. Asiento N° 4558 DEL CONTRATISTA 10. Asiento N° 4563 DEL CONTRATISTA 11.. que con relación a sus asientos 3211 y 3212 reiteramos todo lo indicado en nuestros asientos Nº3205 y 3206. Asiento N° 4557 DEL CONTRATISTA 10. .R. cuyos trabajos fueron interrumpidos según las coordinaciones efectuadas con la Supervisión. Asiento N° 4560 10. lo que son hechos no imputables al Contratista. Mediante el presente asiento reiteramos nuestro Asiento N° 3952. para su trámite de aprobación correspondiente ante la DGASA. Asiento N° 4559 10. con nuestra Carta Nº 328-2014/CC2-RO en fecha 10. en vista que a la fecha la falta de solución a la interferencia por la explotación de la calera Bendición de Dios E.2014 Asunto: Sectores atrasados por espera de informe arqueológico Supervisión Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4556 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 4055.
2014 Asunto: Remite Informe Mensual de Control de Calidad – Mes de Junio 20144 Por medio del presente asiento manifestamos que. Asiento N° 4568 11.2014.07. . que reiteramos todo lo indicado en nuestro asiento Nº2559.07.2014 Asunto: Imposibilidad de realizar servicios en DME 216+350 – Total Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor. Asimismo.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4522 se indica que el documento presentado por el contratista será derivado a nuestro especialista en Suelos y Pavimentos y oportunamente emitiremos el pronunciamiento respectivo. con Carta Nº 330-2014/CC2-RO en fecha 10.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4562 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 4055. en vista que las situaciones descritas en el mencionado asiento aún subsisten y continúan afectando la correcta ejecución de los trabajos previstos Asiento N° 4572 DEL CONTRATISTA 12.Asiento N° 4564 DEL CONTRATISTA 11.07.07.07.06. Asiento N° 4569 11. para su revisión y aprobación se remitió a la Supervisión. Asiento N° 4570 DEL CONTRATISTA 12.2014 la Supervision dio su conformidad al diseño de material para subbase granular de la cantera Leopoldo presentado por el Contratista y por lo tanto aprobó su implenetacion en obra.07.07.07.2014 Asunto: Planos de replanteo de Alcantarilas TMC y MC Por medio del presente asiento manifestamos que.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4564 se corrobora lo manifestado por el Contratista en referencia a la presentación del Informe Mensual de Control de calidad correspondiente al mes Junio 2014.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4563 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 4021. en vista que las situaciones y solicitud descritas en el mencionado asiento aún continúan.2014 se presentó el Expediente para materiales de base granular proveniente de Planta Industrial Leopoldo para su correspondiente verificación y conformidad. los planos ejecutivos de detalle de treinta un (31) Alcantarillas tipo TMC y MC que se ubican en el segmento del Km 176+967 al Km 184+32 y que fueron replanteados in situ. Asiento N° 4567 11.2014 Asunto: Reitera Asiento N° 3898 . que con Carta N° 332-2014/CC2-RO de fecha 10. con carta Nº 334-2014/CC2-RO de fecha 10.07.07.07. Asiento N° 4566 11.2014 Asunto: Diseño para material de subbase y base granulara de cantera Leopoldo. Asiento N° 4571 DEL CONTRATISTA 12. para conocimiento y fines se remito el Informe Mensual de Control de correspondiente al mes Junio 2014.07.2014. Por medio de presente asiento se deja constancia que con Carta N° 407-2014-CSCII/JS del 20. Asiento N° 4565 DEL CONTRATISTA 11.Impedimentos para ejecutar la obra Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor que reiteramos todo lo indicado en nuestro asiento Nº 3898.
Asiento N° 4579 14. que resuelve estimar en parte el recurso de apelación interpuesto a la resolución de Gerencia central N° 007-2014-CG/GCAL del 29. Asiento N° 4574 12. no en base a los metrados que reporta el Expediente Técnico. con precios referidos al mes de noviembre de 2010.2014 y donde se autoriza previa a la ejecución y pago.974.07. .2014 Asunto: Imposibilidad de realizar servicios en DME 217+700 Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor. 13’023. Asiento N° 4578 DEL CONTRATISTA 14.07. luego de la revisión de la Resolución de Gerencia Central N° 319-2014-CG/GCAL. debido a la sesgada e indebida interpretación que efectua a su especificación técnica. Asiento N° 4575 12. aplicando el descuento de la distancia libre de transporte en el primer Km indistintamente cuando se trate de distancias totales menores o mayores a 1 Km.07.07.2014 Asunto: Posicion del Consorcio respecto al Recurso de Apelacion interpuesto al a la Resolucion de CGR que apruebó el Presupuesto Adicional N° 10 Referencia: Asiento N°4549 – del Contratista Conforme lo señalado en nuestro asiento de la referencia.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4522 se indica que el documento presentado por el contratista será derivado a nuestro especialista en Obras de Arte y oportunamente emitiremos el pronunciamiento respectivo. que con relación a sus asientos 3211 y 3212 reiteramos todo lo indicado en nuestros asientos Nº3205 y 3206. soslayando las bases de pago (forma de determinar los metrados) que no fueron modificadas en el proceso de integración de las bases y haciendo prevalecer las planillas de metrados del expediente técnico.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4571 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 3828. sobre el método de medición y bases de pago de las referidas especificaciones.Asiento N° 4573 12.07. lo que son hechos no imputables al Contratista. en el primer caso.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4570 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 1898. Asiento N° 4580 DEL CONTRATISTA 14. debemos dejar constancia de nuestra total discrepancia con el criterio de análisis utilizado por la CGR para determinar y desestimar metrados de partidas de transporte y subdrenes. en vista que las situaciones y solicitud descritas en los mencionados asientos aún continúan perjudicando nuestro proceso constructivo y en consecuencia a la ruta crítica de la obra.04.07.07.2014 Asunto: Sectores atrasados por espera de informe arqueológico Supervisión Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor. que reiteramos todo lo indicado en nuestro asiento Nº 3204.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4576 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 3210. en vista que las situaciones y solicitud descritas en el mencionado. elaborado de por si con errores de incongruencia en la interpretación de las especificaciones técnicas conforme consta en la Observación N° 53 a las Bases de Licitación.41 incluido el IGV. Los metrados se fundamentan y determinan según el método de medición y bases de pago de las especificaciones técnicas del Proyecto.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4578 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 4055. Asiento N° 4576 DEL CONTRATISTA 13. las prestaciones adicionales que generan el Presupuesto Adicional Nº 10 hasta por la suma de S/. no teniéndose en cuenta que: i.07. Asiento N° 4577 13.
en los cuales puedan producirse deterioros o colapsen. no contribuye a la obra y mucho menos a la Normatividad vigente. Asiento N° 4585 DEL CONTRATISTA 15.ii. Por lo que.07. en el presente o en el futuro.07. deja constancia que no se responsabiliza. y por lo tanto de los términos del Contrato. claramente independientes y que desde todo punto vista no puede ni debe mezclarse. En cuanto. Sin perjuicio que la CGR no estaría facultada para modificar el contrato. Asiento N° 4584 DEL CONTRATISTA 15.07. cuando éste es la base del primero. y más aún cuando las bases de pago (forma de determinar los metrados) del expediente técnico no fue modificada. ni asumirá ninguna consecuencia por daños que se produzcan en la obra. en beneficio del proyecto y del interés público.07. los cuales no le serán atribuibles al Consorcio. en vista que las situaciones descritas en el mencionado asiento aún subsisten y continúan afectando la correcta ejecución de los trabajos previstos. a subdrenes no autorizado por la CGR segmentos del Km 202+610 . iv.2014.2014 Asunto: Reitera Asiento N° 3898 . debemos reitrerar lo manifestado en nuestro Asiento N° 4230 respecto a que los metrados desestimados resultan necesarios e impresindibles para alcanzar la finalidad de la obra y que la decisiones de la CGR repercuten negativamente en la calidad de la obra y la vida útil de la misma.2014 Asunto: Remite Informe Mensual de Mantenimiento de Transito y Seguridad Vial Por medio del presente asiento manifestamos que.07. el Consorcio procederá conforme a los principios de la buena fe y en la expectativa que todo trabajo ejecutado será pagado conforme a contrato.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4580 se toma conocimiento de lo manifestado y se indica que en su oportunidad esta supervisión emitio una carta ante la Entidad eximiéndonos de toda responsabilidad en los sectores en donde la CGR no autorice los trabajos previstos en el Presupuesto Adicional N° 10. lo resuelto por la CGR es en estricto una modificación del Expediente Técnico.Impedimentos para ejecutar la obra Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor que reiteramos todo lo indicado en nuestro asiento Nº 3898. Por lo tanto. Sin perjuicio de ello. para conocimiento y fines se remitio el Informe Mensual de Mantenimiento de Transito y Seguridad Vial correspondiente al mes Junio 2014.Km 220+720 y del Km 205+315 – Km 205+480. con Carta Nº 339-2014/CC2-RO en fecha 14. ‐ Cuando la distancia total es > 1 Km según lo enunciado en las base de pago. la distancia de pago será 1 Km sin descuentos y en el segundo segmento. como consecuencia de la falta de ejecución de los trabajos no autorizados por la CGR. la distancia libre de transporte se descuenta de la distancia total. la distancia de pago se obtendrá de descontar la distancia libre de transporte y el 1 Km del primer segmento del resto. por lo que el Consorcio Cajamarca 2. así tenemos: ‐ Cuando la distancia total es <= 1 Km según lo enunciado en las Base de pago. Los metrados en contratos a precios unitarios son referenciales (ver Artículo 56 RLCE). Dejamos constancia que en el caso de ser instruidos a culminar la obra a pesar de lo señalado en esta comunicación.2014 Asunto: Imposibilidad de realizar servicios en DME 214+380 – Asiento Nº 2245 Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor que reiteramos todo lo indicado en nuestro asiento Nº2414. Asiento N° 4581 14. privilegiar el metrado sobre la especificación. Asiento N° 4583 DEL CONTRATISTA 15. el Consorcio se reserva todos los derechos que le confieren la ley y el contrato. Además porque la especificación técnica de transporte discrimina en dos casos su cuantificación. este pronunciamiento genera en los hechos una reducción artificial por el cambio del método de medición de unos metrados indispensables para culminar la obra. iii. Asiento N° 4582 DEL CONTRATISTA 15. La integración de las bases debe ser interpretada con amplio criterio. siendo que para el primer segmento.06. en vista que las situaciones descritas en el mencionado asiento aún continúan. informamos lo anterior para que la Entidad ejerza las acciones legales que la ley le confiere. la diferencia constituye la distancia de pago. esta se fracciona en dos segmentos.2014 .
Asiento N° 4591 DEL CONTRATISTA 16. documentación que será derivada a nuestra especialista en Impacto Ambiental. dejaría sin provecho los trabajos que se venía ejecutando el Consorcio Cajamarca2 en este sector. se remitio a la Supervisión el informe Técnico Mejoramientos de suelos a nivel de sub rasante de nuestra Especialista de Suelos y Pavimentos. . ubicada en Km 194+740 al Km 194+800 para la ejecución del trazo de la carretera en este sector Mediante el presente asiento.07. Asiento N° 4588 15.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4584 se corrobora lo manifestado por el Contratista en referencia a la presentación del Informe Mensual de Mantenimiento de Transito y Seguridad Vial correspondiente al mes Junio 2014. siendo que de acuerdo al sustento presentado y los resultados de los ensayos de laboratorio realizados existen segmentos que requieren mejoramiento a nivel de subrasante. sobre el sector del Km 168+350 al Km 185+090 evaluado in situ conjuntamente con vuestro personal. con carta Nº 340-2014/CC2-RO de fecha 15. que directamente afecta la oferta de agregados pétreos requeridos por el Proyecto (subbase. siendo urgente que la Supervisión defina las acciones necesarias para dar solución al decremento de la potencia de la cantera Chota.R. Asimismo.L.07.2014 Asunto: Imposibilidad de realizar servicios en DME 216+350 – Total Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor.I. en vista que las situaciones y solicitud descritas en el citado asiento aún continúan vigente.2014 Asunto: Oposición a la exploración y explotación de la cantera Chota a partir del Km 163+500 hacia aguas arriba del rio Chotano. Asiento N° 4589 15. Asiento N° 4586 15. base granular y concreto asfaltico).R. Asiento N° 4592 DEL CONTRATISTA 16.07.I.07. por lo que solicitó su evaluación y confirmación de lo presentado a fin de posteriormente detallar los documentos que correspondan a fin de tramitar su aprobación para su ejecucion.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4583 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 3828.2014. Asiento N° 4587 15.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4582 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 2245. reiteramos nuestro Asiento N° 3914.07. para su evaluación respectiva. que reiteramos todo lo indicado en nuestro asiento Nº2559..07. ante la negativa de los propietarios de la calera de paralizar sus operaciones de explotación y debido a que la alternativa del cambio del trazo.2014 Asunto: Necesidad de Mejoramientos del Km 168+350 al Km 185+090 Por medio del presente asiento manifestamos que. cuyos trabajos fueron interrumpidos según las coordinaciones efectuadas con la Supervisión. Mediante el presente asiento reiteramos nuestro Asiento N° 3952. instamos a la Entidad por intermedio del Supervisor a definir una urgente solución al problema expuesto. afecta directamente la ejecución de los trabajos de explanaciones de la variante de Proyecto del Km 194+300 al Km 195+800. en vista que a la fecha la falta de solución a la interferencia por la explotación de la calera Bendición de Dios E. en vista que las situaciones y solicitud descritas en el mencionado asiento aún continúan. Asiento N° 4590 DEL CONTRATISTA 16. a fin que la situación presentada no conlleve a atrasos de nuestras obligaciones contractuales.Asunto: Negativa de propietarios de la calera Bendición de Dios E.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4585 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 3798.07.L.07.
07.07. Asiento N° 4602 DEL CONTRATISTA 19. en vista que las situaciones descritas en el mencionado asiento aún subsisten y continúan afectando la correcta ejecución de los trabajos previstos Asiento N° 4599 DEL CONTRATISTA 18. lo que son hechos no imputables al Contratista.07. Asiento N° 4594 16.07. en vista que las situaciones y solicitud descritas en los mencionados asientos aún continúan perjudicando nuestro proceso constructivo y en consecuencia a la ruta crítica de la obra.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4598 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 3828. . Asiento N° 4601 18. que con relación a sus asientos 3211 y 3212 reiteramos todo lo indicado en nuestros asientos Nº3205 y 3206.07.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4590 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 1898. Asiento N° 4598 DEL CONTRATISTA 18. en vista que las situaciones descritas en el mencionado asiento aún continúan.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4592 se indica que el documento presentado por el contratista será derivado a nuestro especialista en Suelos y Pavimentos y oportunamente emitiremos el pronunciamiento respectivo. Asiento N° 4597 17.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4591 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 4021.07.2014 Asunto: Imposibilidad de realizar servicios en DME 214+380 – Asiento Nº 2245 Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor que reiteramos todo lo indicado en nuestro asiento Nº2414. Asiento N° 4596 DEL CONTRATISTA 17.07. Asiento N° 4595 16. en vista que las situaciones y solicitud descritas en el mencionado. Asiento N° 4600 18. que reiteramos todo lo indicado en nuestro asiento Nº 3204.2014 Asunto: Reitera Asiento N° 3898 .07.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4599 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 4055.2014 Asunto: Sectores atrasados por espera de informe arqueológico Supervisión Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor.2014 Asunto: Imposibilidad de realizar servicios en DME 217+700 Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor.Impedimentos para ejecutar la obra Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor que reiteramos todo lo indicado en nuestro asiento Nº 3898.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4596 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 3210.07.Asiento N° 4593 16.07.
I. Asiento N° 4606 18. dejaría sin provecho los trabajos que se venía ejecutando el Consorcio Cajamarca2 en este sector. Por lo que. Asiento N° 4608 DEL CONTRATISTA 21.07. reportándose mayores longitudes que resultan necesarias ejecutar para cubrir el ancho de la plataforma de proyecto. con carta Nº 343-2014/CC2-RO de fecha 21. afecta directamente la ejecución de los trabajos de explanaciones de la variante de Proyecto del Km 194+300 al Km 195+800.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4604 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 1898. cuyos trabajos fueron interrumpidos según las coordinaciones efectuadas con la Supervisión. . reiteramos nuestro Asiento N° 3914. para su revisión y aprobación se remitió a la Supervisión. Asiento N° 4604 DEL CONTRATISTA 20.2014.07. planos de detalle de muros de sostenimiento ubicados entre las progresivas de proyecto Km 176+265 – Km 193+485. ante la negativa de los propietarios de la calera de paralizar sus operaciones de explotación y debido a que la alternativa del cambio del trazo.07. Asiento N° 4610 DEL CONTRATISTA 21.07.2014 Asunto: Negativa de propietarios de la calera Bendición de Dios E. en vista que a la fecha la falta de solución a la interferencia por la explotación de la calera Bendición de Dios E.07..2014 Asunto: Reitera Asiento N° 3898 . solicitamos en ese sentido el pronunciamiento del Supervisor para generar los documentos que permitan el trámite de su respectiva ejecución.07. en vista que las situaciones y solicitud descritas en el mencionado asiento aún continúan. Asimismo.R. los mismo que fueron replanteados in situ y supliendo la falta de ancho de la plataforma existente. ubicada en Km 194+740 al Km 194+800 para la ejecución del trazo de la carretera en este sector Mediante el presente asiento. instamos a la Entidad por intermedio del Supervisor a definir una urgente solución al problema expuesto.L. Asiento N° 4605 DEL CONTRATISTA 20.07.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4602 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 3828. en vista que las situaciones descritas en el mencionado asiento aún subsisten y continúan afectando la correcta ejecución de los trabajos previstos.07.I.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4605 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 3798. en vista que las situaciones y solicitud descritas en el mencionado.R.Impedimentos para ejecutar la obra Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor que reiteramos todo lo indicado en nuestro asiento Nº 3898. que reiteramos todo lo indicado en nuestro asiento Nº2559. que reiteramos todo lo indicado en nuestro asiento Nº 3204. Asiento N° 4607 18.2014 Asunto: Planos de replanteo de Muros de Sostenimiento Por medio del presente asiento manifestamos que.L.Asiento N° 4603 19.2014 Asunto: Imposibilidad de realizar servicios en DME 216+350 – Total Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor.07. Asiento N° 4609 DEL CONTRATISTA 21.2014 Asunto: Imposibilidad de realizar servicios en DME 217+700 Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor.
en vista que las situaciones descritas en el mencionado asiento aún continúan. en fecha del presente asiento y la paralización de los trabajos de perfilado y . en vista que las situaciones y solicitud descritas en el citado asiento aún continúan vigente. Asiento N° 4615 DEL CONTRATISTA 22.07.07.07. Asiento N° 4619 DEL CONTRATISTA 23. Asiento N° 4618 DEL CONTRATISTA 23.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4608 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 3210. Asiento N° 4614 DEL CONTRATISTA 22.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4610 se indica que el documento presentado por el contratista será derivado a nuestro especialista en Obras de Arte y oportunamente emitiremos el pronunciamiento respectivo. Asiento N° 4617 22.Asiento N° 4611 21. Asiento N° 4612 21.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4615 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 4021. Mediante el presente asiento reiteramos nuestro Asiento N° 3952. a fin que la situación presentada no conlleve a atrasos de nuestras obligaciones contractuales.2014 Asunto: Interferencias en la construcción de obra Mediante el presente asiento dejamos constancia de la interferencia en la construcción del muro de sostenimiento de concreto armado ubicado en Km 216+390 al Km 316+497. Asiento N° 4616 22. lo que son hechos no imputables al Contratista.07.2014 Asunto: Oposición a la exploración y explotación de la cantera Chota a partir del Km 163+500 hacia aguas arriba del rio Chotano. base granular y concreto asfaltico).2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4614se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 4055.07.07. que con relación a sus asientos 3211 y 3212 reiteramos todo lo indicado en nuestros asientos Nº3205 y 3206.2014 Asunto: Sectores atrasados por espera de informe arqueológico Supervisión Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4609 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 3828. que directamente afecta la oferta de agregados pétreos requeridos por el Proyecto (subbase.07.2014 Asunto: Imposibilidad de realizar servicios en DME 214+380 – Asiento Nº 2245 Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor que reiteramos todo lo indicado en nuestro asiento Nº2414. siendo urgente que la Supervisión defina las acciones necesarias para dar solución al decremento de la potencia de la cantera Chota. por pobladores afectados por la carretera en este sector. en vista que las situaciones y solicitud descritas en los mencionados asientos aún continúan perjudicando nuestro proceso constructivo y en consecuencia a la ruta crítica de la obra.07. Asiento N° 4613 21.07.
Asiento N° 4622 DEL CONTRATISTA 24. Asiento N° 4621 23.07.07.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4622se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 1898. Equipo ‐ 02 martillos neumáticos ‐ 01 Compresora.encofrado de zapatas del muro de sostenimiento desde las 07:30 hrs a las 10:00 hrs.2014 Asunto: Imposibilidad de realizar servicios en DME 216+350 – Total Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor.07. Asiento N° 4625 DEL CONTRATISTA 24. para conocimiento y fines se remitio: ‐ Informe de monitoreo ambiental (01 anillado) ‐ Informe de monitoreo ambiental – Calidad de agua consumo humano (01 anillado) ‐ Resultado de ensayos – Patio de maquinas (04 folios) Asiento N° 4626 24. Asiento N° 4620 23. Asiento N° 4623 DEL CONTRATISTA 24.2014 DEL SUPERVISOR Se toma conocimiento de lo manifestado por el Contratista mediante asiento N° 4619.07.07. con Carta Nº 344-2014/CC2-RO en fecha 24.07.Impedimentos para ejecutar la obra Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor que reiteramos todo lo indicado en nuestro asiento Nº 3898. que reiteramos todo lo indicado en nuestro asiento Nº2559.2014 Asunto: Remite Informe Monitoreo Ambiental Por medio del presente asiento manifestamos que. por pobladores afectados por la carretera en este sector. Asiento N° 4624 DEL CONTRATISTA 24. como consecuencia se paralizó el siguiente personal involucrados en la ejecución de los trabajos previstos : ‐ 01 Capataz de obras de arte ‐ 01 Operario carpintero ‐ 01 Oficial albañil ‐ 02 Peones. como consecuencia se paralizó el siguiente personal y equipo involucrados en la ejecución de los trabajos previstos: Personal ‐ 01 Capataz de ´perforacion ‐ 02 Operario perforistas ‐ 03 Peones.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4618 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 3828.07. .2014 Asunto: Interferencias en la construcción de obra Mediante el presente asiento dejamos constancia de la interferencia en la ejecución de la partida excavación en roca fija del Km 205+130 al Km 205+170.2014. en vista que las situaciones y solicitud descritas en el mencionado asiento aún continúan. en fecha del presente asiento y la paralización de los trabajos de perforación en roca desde las 08:00 hrs a las 12:00 hrs.2014 Asunto: Reitera Asiento N° 3898 . en vista que las situaciones descritas en el mencionado asiento aún subsisten y continúan afectando la correcta ejecución de los trabajos previstos.07.
07. que con relación a sus asientos 3211 y 3212 reiteramos todo lo indicado en nuestros asientos Nº3205 y 3206.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4634 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 4055. en vista que a la fecha la falta de solución a la interferencia por la explotación de la calera Bendición de Dios E. Asiento N° 4631 DEL CONTRATISTA 25. Asimismo.07.07. Asiento N° 4634 DEL CONTRATISTA 26. lo que son hechos no imputables al Contratista. cuyos trabajos fueron interrumpidos según las coordinaciones efectuadas con la Supervisión.07. para su evaluación respectiva. en vista que las situaciones y solicitud descritas en el mencionado.. Asiento N° 4633 25. dejaría sin provecho los trabajos que se venía ejecutando el Consorcio Cajamarca2 en este sector.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4623 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 3828. que reiteramos todo lo indicado en nuestro asiento Nº 3204. en vista que las situaciones y solicitud descritas en los mencionados asientos aún continúan perjudicando nuestro proceso constructivo y en consecuencia a la ruta crítica de la obra.2014 Asunto: Imposibilidad de realizar servicios en DME 217+700 Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor. documentación que será derivada a nuestra especialista en Impacto Ambiental.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4625 se corrobora lo manifestado por el Contratista en referencia a la presentación del Informe Monitoreo Ambiental. .07.R.L. Asiento N° 4635 26.2014 Asunto: Sectores atrasados por espera de informe arqueológico Supervisión Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor. Asiento N° 4629 24. Asiento N° 4632 25.I. afecta directamente la ejecución de los trabajos de explanaciones de la variante de Proyecto del Km 194+300 al Km 195+800.2014 DEL SUPERVISOR Se toma conocimiento de lo manifestado por el Contratista mediante asiento N° 4624.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4631 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 3798.Asiento N° 4627 24.L.07.R.07.2014 Asunto: Negativa de propietarios de la calera Bendición de Dios E.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4630 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 3210. ubicada en Km 194+740 al Km 194+800 para la ejecución del trazo de la carretera en este sector Mediante el presente asiento.I. Asiento N° 4630 DEL CONTRATISTA 25. reiteramos nuestro Asiento N° 3914. instamos a la Entidad por intermedio del Supervisor a definir una urgente solución al problema expuesto. ante la negativa de los propietarios de la calera de paralizar sus operaciones de explotación y debido a que la alternativa del cambio del trazo. Asiento N° 4628 24.07.07.
en vista que las situaciones descritas en el mencionado asiento aún subsisten y continúan afectando la correcta ejecución de los trabajos previstos.07.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4640 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 1898. .2014 Asunto: Oposición a la exploración y explotación de la cantera Chota a partir del Km 163+500 hacia aguas arriba del rio Chotano. Asiento N° 4644 DEL CONTRATISTA 29.07.2014 Asunto: Imposibilidad de realizar servicios en DME 217+700 Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor. Asiento N° 4639 27. que reiteramos todo lo indicado en nuestro asiento Nº 3204.2014 Asunto: Reitera Asiento N° 3898 . que reiteramos todo lo indicado en nuestro asiento Nº2559.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4644 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 3210.07. en vista que las situaciones y solicitud descritas en el mencionado asiento aún continúan.07. en vista que las situaciones y solicitud descritas en el mencionado.Impedimentos para ejecutar la obra Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor que reiteramos todo lo indicado en nuestro asiento Nº 3898.2014 Asunto: Imposibilidad de realizar servicios en DME 216+350 – Total Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4636se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 3828. Asiento N° 4640 DEL CONTRATISTA 28. Asiento N° 4643 28. en vista que las situaciones y solicitud descritas en el citado asiento aún continúan vigente. siendo urgente que la Supervisión defina las acciones necesarias para dar solución al decremento de la potencia de la cantera Chota.2014 Asunto: Imposibilidad de realizar servicios en DME 214+380 – Asiento Nº 2245 Por medio del presente asiento comunicamos al Supervisor que reiteramos todo lo indicado en nuestro asiento Nº2414. Asiento N° 4638 27.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4641 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 4021.07. a fin que la situación presentada no conlleve a atrasos de nuestras obligaciones contractuales. Asiento N° 4637 DEL CONTRATISTA 27. Mediante el presente asiento reiteramos nuestro Asiento N° 3952.07. base granular y concreto asfaltico).07.2014 DEL SUPERVISOR Con relación al asiento N° 4637 se reitera todo lo manifestado en nuestro asiento N° 3828.Asiento N° 4636 DEL CONTRATISTA 27.07. en vista que las situaciones descritas en el mencionado asiento aún continúan. Asiento N° 4642 28. Asiento N° 4641 DEL CONTRATISTA 28.07. Asiento N° 4645 29. que directamente afecta la oferta de agregados pétreos requeridos por el Proyecto (subbase.06.
Documents Similar To Asientos - Julio
Damián Jurado Castillo
ramosgluis
More From Tito Coral Macedo

References: Resolución 
 artículo 200
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Artículo 56