Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-14-de-febrero-20-de-2015?documento=legcol&contexto=legcol_128dc212f80201f2e0530a01015101f2&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-19 18:57:23+00:00

Document:
RESOLUCIÓN 14 DE 20 DE FEBRERO DE 2015
CONTENIDO:ORDENA HACER PÚBLICO UN PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE CARÁCTER GENERAL “POR LA CUAL SE ADOPTA EL PROTOCOLO OPERATIVO DEL PROCESO DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTOS E INTERVENCIONES EN INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL”.
TEMAS ESPECÍFICOS:COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS, GAS NATURAL, DISTRIBUCIÓN DEL GAS, PROVEEDOR DE GAS NATURAL, TRANSPORTE DE GAS NATURAL
“Por la cual se ordena hacer público un proyecto de resolución de carácter general “por la cual se adopta el protocolo operativo del proceso de coordinación de mantenimientos e intervenciones en instalaciones de producción, transporte y distribución de gas natural””.
en ejercicio de las atribuciones legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994, y en desarrollo de los decretos 2696 de 2004, 1260 de 2013, y
La Comisión de Regulación de Energía y Gas en su Sesión 640 del 20 de febrero de 2015, aprobó hacer público el proyecto de resolución “por la cual se adopta el protocolo operativo del proceso de coordinación de mantenimientos e intervenciones en instalaciones de producción, transporte y distribución de gas natural”.
ART. 1º—Objeto. Hágase público el proyecto de resolución “por la cual se adopta el protocolo operativo del proceso de coordinación de mantenimientos e intervenciones en instalaciones de producción, transporte y distribución de gas natural”.
ART. 2º—Vigencia. Se invita a los agentes, a los usuarios, a las autoridades locales municipales y departamentales competentes y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para que remitan sus observaciones o sugerencias dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la publicación de la presente resolución en la página web de la Comisión de Regulación de Energía y Gas.
ART. 3º—Las observaciones y sugerencias sobre el proyecto deberán dirigirse a Jorge Pinto Nolla, director ejecutivo de la comisión a la siguiente dirección: avenida calle 116 Nº 7-15, Edificio Torre Cusezar, interior 2, oficina 901 o al correo electrónico creg@creg.gov.co
“Por la cual se adopta el protocolo operativo del proceso de coordinación de mantenimientos e intervenciones en instalaciones de producción, transporte y distribución de gas natural”.
en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994 y de acuerdo con los decretos 2253 de 1994, 1260 de 2013, y
La Ley 401 de 1997 entre otras disposiciones, creó el Consejo Nacional de Operación de Gas Natural (CNOG) y determinó su conformación.
El artículo 2º del decreto antes citado definió protocolo operativo como el “plan escrito y detallado que establece objetivos, guías y procedimientos de carácter técnico para el desarrollo de un proceso operativo específico, de acuerdo con las mejores prácticas generalmente aceptadas a nivel nacional e internacional”.
La citada norma dispuso así mismo, en su artículo 21 que “cuando la CREG lo solicite, el CNOG expedirá los acuerdos y protocolos operativos que se requieran con el fin de establecer los procedimientos, definiciones y parámetros básicos que deben regir para: i) la operación del SNT; ii) la programación de mantenimientos y/o intervenciones a la infraestructura de suministro y transporte de gas natural, que impliquen suspensión o pongan en riesgo la continuidad del servicio público; y, iii) la coordinación de los agentes que utilicen el SNT cuando se presenten insalvables restricciones en la oferta de gas natural o situaciones de grave emergencia transitorias y no transitorias o racionamiento programado de gas natural de que trata el Decreto 880 de 2007.
El CNOG desde el 2009 ha trabajado en el protocolo de mantenimientos y fue así como, en el 2013 invitó a la CREG a que se hiciera parte del desarrollo del mismo a través de su participación en los comités de mantenimientos e intervenciones (COMI), con el fin de que se conocieran por parte de la entidad en mención, los procedimientos que se estaban utilizando para coordinar dichas labores.
La Resolución CREG 089 de 2013 define en el artículo 12 los eventos eximentes de responsabilidad y establece la responsabilidad por parte de los productores-comercializadores, los comercializadores de gas importado y los transportadores de informar al CNOG y coordinar con dicho organismo las suspensiones por labores programadas para reparaciones técnicas o mantenimientos periódicos, de acuerdo con el protocolo que adopte la CREG.
Así mismo, establece en su artículo 13 la duración permisible para suspensiones del servicio, bajo el entendido que la máxima duración de las suspensiones del servicio por labores programadas para reparaciones técnicas o mantenimientos periódicos que se podrá pactar en los contratos a que se refiere el mencionado artículo, con excepción de los contratos de contingencia y de los contratos con interrupciones, deberá ser la misma para cada una de las partes y no podrá ser superior a:
1. Cuatrocientas ochenta (480) horas continuas o discontinuas durante un año, en los contratos de suministro de gas natural.
2. Ciento veinte (120) horas continuas o discontinuas durante un año, en los contratos de transporte de gas natural,
ART. 1º—Objeto. Mediante esta resolución se establece el protocolo a seguir por el Consejo Nacional de Operación de Gas Natural (CNOG) y los agentes para la coordinación de mantenimientos e intervenciones, programadas y no programadas, para minimizar los efectos sobre la demanda de gas natural causadas por las indisponibilidades en la infraestructura de producción, transporte y distribución de gas natural.
El protocolo de coordinación del programa de mantenimientos e intervenciones tiene como finalidad:
i) Coordinar el programa de mantenimientos e intervenciones de productores, transportadores y distribuidores de gas natural, con el fin de minimizar el impacto sobre las demandas correspondientes;
ii) Coordinar el esquema de programación de mantenimientos e intervenciones propuesto para el sector gas con el esquema vigente en el sector eléctrico, con el fin de facilitar la coordinación de los mantenimientos y las intervenciones de ambos sectores y viabilizar la coordinación gas-electricidad;
iii) Planear eficientemente los mantenimientos e intervenciones programadas de la infraestructura de producción, transporte y estaciones de trasferencia de custodia entre transportadores y distribuidores de gas natural;
iv) Divulgar oportunamente a los agentes, la demanda y autoridades correspondientes los resultados de la coordinación y las implicaciones de los mantenimientos y las intervenciones programadas, y
v) Divulgar oportunamente a los agentes, la demanda y autoridades correspondientes los resultados de la ejecución real de los mantenimientos e intervenciones programadas y no programadas, así como las paradas de emergencia. Esta información podrá ser referente para que los participantes del mercado de gas natural determinen lo establecido en los artículos 12 y 13 de la Resolución CREG 089 de 2013, entre otros.
ART. 2º—Definiciones. Para la interpretación y aplicación de esta resolución se tendrán en cuenta las siguientes definiciones.
Adiciones de mantenimientos. Hace referencia al ingreso al SIMI de un nuevo mantenimiento programado generado en un activo de un agente.
Agentes. Para este documento hace referencia a productores-comercializadores, comercializadores de gas importado, transportadores y distribuidores.
Comité de coordinación de mantenimientos e intervenciones (COMI). Según alcance y definición de la Resolución CREG 115 de 2013.
Consignación. Es el procedimiento mediante el cual se informa la indisponibilidad total o parcial de un equipo, una instalación o parte de ella, de una infraestructura de producción, importación, transporte o estaciones de transferencia de custodia entre transportadores y distribuidores.
Consignación de eventos no programados. Es el procedimiento mediante el cual se informa, dentro de las 24 horas siguientes a la ocurrencia del evento, la parada de emergencia o la inminente realización de un mantenimiento correctivo o la desconexión total o parcial de un equipo, una instalación o parte de ella que haga parte de un sistema de producción, de importación de gas, transporte de gas natural en estaciones de transferencia de custodia entre el transportador y el distribuidor.
Coordinación de mantenimientos e intervenciones programadas. Actividad para asegurar el flujo de información de mantenimientos e intervenciones programadas entre agentes que desarrollan las actividades interdependientes de producción, importación, transporte y distribución de gas natural, con el objeto de que cada uno de los responsables tomen autónomamente sus decisiones buscando el mejor resultado para todos los agentes y la demanda, incluida la del sector eléctrico. La coordinación de estas labores considerará la información relevante del sector eléctrico y de otros consumidores que se consideren necesarios.
Evento ingresado. Mantenimiento o intervención programada y no programada que ha sido reportado por el agente y capturado por el sistema de información de mantenimientos e intervenciones (SIMI).
Evento registrado. Mantenimiento o intervención que ha sido analizado y coordinado por el comité de mantenimientos e intervenciones (COMI) y forma parte del PAMI, el cual incluye las paradas de emergencia.
Evento reprogramado. Mantenimiento o intervención programada y registrada, que forma parte del PAMI y ha sido objeto de adición, cancelación o modificación.
Evento en ejecución. Mantenimiento o intervención programada y registrada que forma parte del PAMI, que tiene en cuenta el PAMI establecido.
Evento ejecutado programado. Mantenimiento o intervención programada y registrada que forma parte del PAMI, cuyo período de ejecución finalizó.
Evento ejecutado no programado. Evento no registrado que debe ser consignado en el SIMI por parte del agente responsable de la infraestructura afectada, o el CNOG en caso de tener conocimiento del mismo.
Intervenciones de conexión. Son aquellas labores programadas tendientes a incorporar un nuevo agente, un sistema de almacenamiento, un campo de producción o una instalación de importación al sistema nacional de transporte que pueden generar restricciones temporales de las capacidades actuales o impactos en la demanda de gas. Esta intervención debe hacer parte del PAMI.
Intervenciones de expansión. Son aquellas labores programadas tendientes a incrementar la capacidad existente de producción de gas natural, transporte de gas natural, estaciones de transferencia de custodia entre transportadores y distribuidores y conexión de usuarios no regulados al sistema nacional de transporte, que generan restricciones temporales de las capacidades actuales o impactos en la atención de la demanda de gas o disminuye la oferta de gas. Esta intervención debe hacer parte del PAMI.
Intervenciones para pruebas. Son aquellas labores programadas tendientes a verificar el estado operativo de un activo de producción, importación, transporte, o estaciones de transferencia de custodia entre el transportador y el distribuidor. Esta intervención debe hacer parte del PAMI.
Intervenciones por otras causas. Son aquellas labores no programadas que tienen impacto en la operación de los sistemas de producción, importación y transporte de gas y estaciones de transferencia de custodia entre el transportador y el distribuidor, cuyo origen no es imputable a productores, transportadores, comercializadores de gas importado y distribuidores.
Mantenimiento correctivo. Es el mantenimiento no programado de instalaciones del productor-comercializador, importador, transportador, distribuidor (en estaciones de transferencia de custodia entre el transportador y el distribuidor) del sector gas, reportado por los agentes en respuesta a una falla súbita que requiera reparaciones técnicas. Dentro de los mantenimientos correctivos solo se incluyen intervenciones que puedan generar impacto en la disponibilidad o capacidad de producción, transporte de gas o impacto en la atención de la demanda.
Mantenimiento programado. Es el mantenimiento preventivo de instalaciones del productor-comercializador, comercializador de gas importado, transportador y estaciones de transferencia de custodia entre transportadores y distribuidores. Estos mantenimientos deben hacer parte del PAMI.
Modificaciones a un registro de mantenimiento. Corresponde al cambio en la fecha inicial, en la duración o en el impacto, de un mantenimiento programado que se encuentra registrado en el PAMI.
Plan anual de mantenimientos e intervenciones (PAMI). Es la programación de los mantenimientos e intervenciones previstas entre las 00:00 horas del 1º de abril del año n y las 24:00 horas del 30 de septiembre del año n, y entre las 00:00 horas del 1º de octubre del año n y las 24:00 horas del 31 de marzo del año n + 1.
Parada de emergencia. Indisponibilidad súbita total o parcial de un activo o una instalación que no está dentro de los mantenimientos y labores programadas.
Registro de eventos. Es el ingreso en el sistema de información de mantenimientos programados, paradas de emergencia e intervenciones, SIMI, de propiedad y operación por el CNOG, para cada uno de los mantenimientos programados, paradas de emergencia e intervenciones resultantes de la coordinación de mantenimientos realizada por el COMI.
Reprogramación y cancelación de mantenimientos o intervenciones. Modificación del PAMI por una de las siguientes causas: i) adición de un mantenimiento o intervención, que esté fuera del PAMI; ii) cancelación de un mantenimiento o una intervención registrada en el PAMI; iii) modificación de las fechas y/o de capacidades disponibles de infraestructuras del productor-comercializador, comercializador de gas importado y transportador, de un mantenimiento o intervención registrado en el PAMI. La reprogramación se podrá hacer como máximo el miércoles de la semana anterior a la cual se tenía previsto el mantenimiento programado.
SIMI. Es el sistema de información de mantenimiento e intervenciones en el cual se consigna toda la información correspondiente a los eventos ingresados, registrados, ejecutados, cancelados y reprogramados que realizará cada agente y que producirá los reportes requeridos para la aplicación del presente protocolo.
ART. 3º—Cronograma de elaboración y ejecución del PAMI. La programación de mantenimientos e intervenciones se llevará a cabo entre las 00:00 horas del 1º de abril del año n y las 24:00 horas del 30 de septiembre del año n, y entre las 00:00 horas del 1º de octubre del año n y las 24:00 horas del 31 de marzo del año n + 1.
Los programas de mantenimiento de cada agente serán ingresados al SIMI por cada uno de los agentes a más tardar a las 24:00 horas del último día hábil de la primera semana de febrero y de la primera semana de agosto de cada año respectivamente. El horizonte del PAMI es de 12 meses contados a partir del 1º de abril o 1º de octubre según corresponda. Para los primeros 6 meses es obligatorio la inscripción del programa de mantenimiento por parte de las empresas, para los seis (6) meses restantes dicho registro será opcional.
Para la elaboración del cronograma, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
a) En la primera semana de los meses de febrero y de agosto de cada año, el CNOG convocará reuniones entre los agentes productores, importadores, transportadores y distribuidores de gas y a los miembros del COMI, con el objetivo de coordinar previamente los PAMI enviados por los diferentes agentes. En el PAMI se incluirán los mantenimientos e intervenciones programadas;
b) El PAMI del primer semestre comprende el período desde las 00:00 horas del 1º de abril a las 24:00 horas del 30 de septiembre del año n; el PAMI del segundo semestre desde las 00:00 horas del 1º de octubre del año n a las 24:00 horas de 30 de marzo del año n + 1. Estos períodos coinciden con los períodos de elaboración del plan de mantenimiento del sector eléctrico;
c) A más tardar el 15 de marzo y el 15 de septiembre del año n, el COMI realizará el análisis de los PAMI presentados por cada agente y generará las recomendaciones del caso. Si el COMI considera que no se cumplen los objetivos del proceso de coordinación y/o las directrices generales establecidas en el presente documento, recomendará las reprogramaciones de los mantenimientos a que haya lugar. Cada agente registrará, a más tardar a las 24:00 horas del 25 de marzo y 24:00 horas del 25 de septiembre del año n, en el SIMI, la reprogramación de los mantenimientos recomendada por el COMI;
d) El COMI, como parte del análisis del PAMI, realizará balances oferta-demanda para aquellos mantenimientos que generen restricción a la demanda y que requieran notificación al Ministerio de Minas y Energía. Los balances oferta-demanda realizados al PAMI, se revisarán con dos (2) meses de anticipación a la realización del mantenimiento registrado en el PAMI. Se desarrollarán análisis adicionales, para eventos que se registren fuera de este período y que impliquen desatención de la demanda;
e) Una vez revisada la solicitud de modificación, adición o cancelación de un registro de mantenimiento en el PAMI, el COMI realizará el análisis correspondiente y generará las recomendaciones antes del día quince (15) de mes n en el que se formula la correspondiente solicitud;
f) En el COMI del día miércoles de la semana n se confirmarán los mantenimientos firmes del lunes a las 00:00 horas a domingo a las 24:00 horas, para la semana n + 1. El COMI podrá este día hacer reprogramaciones que modifiquen el PAMI por requerimientos del centro nacional de despacho eléctrico (CND), entre otros;
g) Para las fallas que requieren mantenimiento correctivo, el agente ingresara al SIMI el mantenimiento con una anterioridad mínima de 48 horas, previas al inicio de dichos trabajos, e informará a los agentes afectados con igual anticipación;
h) Para cualquier solicitud modificación, adición o cancelación de un mantenimiento programado o intervención, previamente el secretario técnico del CNOG y el agente respectivo desarrollarán un análisis de impacto sobre la demanda y los demás agentes. Dado este resultado deberán convocar a una teleconferencia extraordinaria del COMI, si el resultado amerita actividades de coordinación e información;
i) Todo evento ejecutado programado y no programado debe contar con una trazabilidad de todos los eventos registrados en el SIMI previa su ejecución, modificación o cancelación;
j) Una vez realizada la solicitud de modificación, adición o cancelación de un registro de mantenimiento en el PAMI, el COMI realizará el análisis correspondiente y generará las recomendaciones al menor tiempo posible.
ART. 4º—Recomendaciones generales para la coordinación. Para lograr los objetivos planeados en este documento, se seguirán entre otros las siguientes recomendaciones generales:
a) Programar en lo posible, los trabajos de alto impacto los fines de semana y durante los periodos de baja demanda de gas natural;
b) Evitar trabajos simultáneos sobre los principales sistemas de producción de gas;
c) Incorporar condiciones especiales que se presenten en el sector energético en el país que pueden conllevar a la reprogramación de trabajos o a generar situaciones de riesgo para la atención de la demanda. Entre los principales se tiene: orden público, condiciones climáticas, paros declarados por terceros, fuera del control de agente que realiza el mantenimiento o actividad, etc.;
d) Distribuir los mantenimientos e intervenciones a lo largo del año;
e) Ejecutar los trabajos de mantenimiento con producción y transporte de tal forma que la restricción a la demanda se minimice;
f) Programar en la medida de lo posible simultáneamente los mantenimientos de las plantas termoeléctricas con los campos de producción y los sistemas de transporte que les provean el servicio;
g) Comunicar a las autoridades competentes las situaciones que potencialmente puedan comprometer la continuidad de servicio;
h) Diligenciar en forma clara, completa y oportuna los diferentes tipos de consignaciones.
ART. 5º—Gestión de la información. La gestión de la información incluye tanto el contenido y procesamiento de la información de mantenimientos e intervenciones, como la definición de los responsables de su suministro, procesamiento y custodia.
5.1. Información a reportar
La siguiente información se considera de carácter básico y necesario para realizar el análisis y la coordinación de los mantenimientos e intervenciones. Cuando no sea diligenciada la totalidad de los datos básicos, será devuelto para subsanar las deficiencias.
EL CNOG es el ente responsable de la prestación del servicio de gestión de la información operativa de que trata el presente protocolo y que se registra en el SIMI así:
Empresa solicitante. Agente que registra la información en el SIMI.
Sistema de producción o de importación o de transporte o de estación de transferencia de custodia entre transportador y distribuidor. Identificación del sistema sobre el cual se realizará la intervención.
Inicio del evento. Fecha y hora en la cual se hace efectiva la consignación de un equipo o una instalación de producción, comercialización de gas importado, transporte y estaciones de transferencia de custodia entre el transportador y el distribuidor del sector gas, que puede generar una restricción total o parcial de elemento.
Fin del evento. Fecha y hora en el cual se levanta la consignación de un equipo o una instalación de producción, comercialización de gas importado, transporte y estaciones de transferencia de custodia entre el transportador y el distribuidor del sector gas, a partir del cual se restablece la capacidad o disponibilidad del equipo.
Duración. Período comprendido entre el inicio del evento y el fin del evento reportado.
Tipo de trabajo. Identificación de uno de los siguientes tipos de eventos: mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, intervención de expansión, intervención de conexión, intervención para pruebas y parada de emergencia.
Trabajos a efectuar. Descripción de los trabajos en los equipos que se van a intervenir.
Disponibilidad y restricción. Identificación de la restricción diaria por la ejecución del trabajo en la capacidad de suministro de gas o capacidad de transporte disponible o de capacidad de entrega en estaciones de transferencia de custodia entre el transportador y el distribuidor. Si la disponibilidad o la capacidad varían durante el día, se debe incluir el perfil horario.
Identificación del nivel de impacto de los trabajos. Los trabajos se identificarán con los colores rojo, amarillo o verde dependiendo del nivel de restricción y el sector afectado durante su desarrollo y aplicará para mantenimientos en infraestructura de producción, importación, transporte y estaciones de trasferencia de custodia entre el transportador y el distribuidor:
• Evento de alto impacto (color rojo): son eventos que presentan una reducción mayor o igual al 10% de la capacidad de suministro, comercialización de gas importado o transporte del campo o activo afectado.
• Eventos de impacto medio (amarillo): son aquellos eventos que presentan una reducción mayor al 5% y menor al 10% de la capacidad de suministro, comercialización de gas importado o transporte del campo o activo afectado.
• Eventos de bajo impacto (verde): son aquellos eventos que presentan una reducción igual o menor al 5 % de la capacidad de suministro, comercialización de gas importado o transporte del campo o activo afectado.
Observaciones generales. Condiciones especiales del trabajo que deban ser consideradas para la coordinación, y que no hayan sido incluidas en la información anterior.
5.2. Responsables del reporte de la información
Son responsables del reporte de la información:
• Productores-comercializadores, comercializadores de gas importado, transportadores y distribuidores para mantenimientos e intervenciones en los sistemas de producción, comercialización de gas importado, transporte y sistemas de compradores y remitentes.
• Productores, comercializadores de gas importado, transportadores, compradores y remitentes cuyos mantenimientos e intervenciones impacten la prestación del servicio de gas natural.
Durante las reuniones para la coordinación y análisis de los mantenimientos e intervenciones programadas se debe disponer simultáneamente de la información, suministrada por el CND, de mantenimientos en el sector eléctrico y en las grandes industrias, suministrada por las mismas industrias, los comercializadores que los atienden o por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), quien a su vez, será invitada a las reuniones mencionadas.
5.3. Cargue, manejo y publicación de la información
El cargue y reporte de la información estará a cargo de los agentes definidos en el numeral 5.2, responsables del reporte de la información del presente documento. El manejo y publicación de la información ingresada y/o reportada en el SIMI y registrada en el PAMI, estará a cargo del CNOG, según lo previsto en la Resolución CREG 89 de 2013, artículo 12, parágrafo 3º.
5.4. Políticas de divulgación de la información
Por razones de seguridad energética y de orden público se considera necesario establecer el alcance de la divulgación de la información de mantenimientos e intervenciones de acuerdo con los siguientes parámetros:
• Acceso a información primaria de eventos reportados al SIMI por productores, comercializadores de gas importado, transportadores y distribuidores, el CND y remitentes de gas natural a consideración del COMI.
• Todos los agentes del mercado podrán ver un reporte del PAMI y su ejecución en relación con lo programado en la página del SIMI.
5.5. Registro de activos
Los agentes productores, comercializadores de gas importado, transportadores y distribuidores efectuarán el ingreso en el SIMI y registro en el PAMI de la información relevante para la coordinación de mantenimientos e intervenciones, en el formato que se definirá en el SIMI, por parte del CNOG y que contendrá al menos la siguiente información:
• Fecha y hora del sistema. Permite identificar el momento en el cual se ingresa o registra la información en el SIMI. Este hito será parte del diseño de la herramienta informática.
• Tipo de mantenimiento o intervención. Identifica el mantenimiento y/o consignación realizada, según del artículo 2º, Definiciones, del presente protocolo.
• Usuario de la sesión. Identifica la persona que ingresa al SIMI.
• Equipo a intervenir. Identifica el equipo/unidad al cual se le realizará el mantenimiento o intervención. Esta información deberá contener:
— Nombre del equipo.
— Ubicación del equipo. El productor deberá indicar el campo productor. El transportador deberá indicar el tramo regulatorio y el kilómetro en el cual se encuentra el activo o estación.
— Capacidad nominal del equipo/estación, capacidad restringida y capacidad nominal disponible durante la intervención.
— Identificación del nivel de impacto de los trabajos, según el numeral 5.1 del artículo 5º, relacionado con la Información a reportar del presente protocolo.
— Fecha programada para inicio y finalización del mantenimiento.
• Descripción de los trabajos a realizar. Permite conocer las generalidades del trabajo que se va a realizar.
Los agentes que ingresen o registren información en el SIMI o PAMI, dispondrán de un código que les permita ejecutar esta actividad, como también consultar información en el SIMI.
ART. 6º—Esquema institucional para la coordinación. La coordinación de mantenimientos e intervenciones de instalaciones de producción, gas importado, transporte y estaciones de trasferencia de custodia entre el transportador, será realizada por el COMI de acuerdo a la Resolución CREG 115 del 2013 o aquella que la adicione, modifique o sustituya, la cual se nutrirá de la información primaria generada por productores-comercializadores, comercializadores de gas importado, transportadores de gas natural y distribuidores, así como, por el plan de mantenimientos de generación y transmisión del sector eléctrico que consolida el CND, como miembro del comité.
El resultado de la gestión del SIMI y el PAMI relacionada con estadísticas, información primaria, información agregada, entre las más usadas, y será revisada en forma periódica-semestral y se definirán los ajustes requeridos, de ser necesario.
En aquellos casos donde se presenten dificultades para la coordinación de mantenimientos entre el sector eléctrico y el sector de gas natural, el asunto se llevará a consideración de la comisión asesora de coordinación y seguimiento a la situación energética del país, CACSSE, o quien haga sus veces.
ART. 7º—Transición. Para la programación de los mantenimientos e intervenciones del primer semestre del año 2015, se establece un período de transición, el cual se rige con base en las siguientes disposiciones:
1. Los mantenimientos e intervenciones a ser ejecutados antes de las 24 horas del 30 de septiembre de 2015, deberán registrarse en el SIMI a más tardar a las 24 horas del 30 de marzo de 2015.
2. A más tardar el 15 de abril de 2015, el COMI realizará el análisis de los PAMI presentados por los agentes y generará las recomendaciones del caso.
3. Los mantenimientos e intervenciones programadas entre las 00:00 horas del 1º de mayo y las 24:00 horas del 30 de septiembre de 2015 quedarán en firme para el primer semestre del año 2015.
4. La programación de los mantenimientos e intervenciones para el segundo semestre del año 2015 y en adelante se ajustarán a lo descrito en la presente resolución.
ART. 8º—Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
El presidente, Carlos Fernando Eraso Calero,
El director ejecutivo, Jorge Pinto Nolla.

References: RESOLUCIÓN 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 2
 artículo 21
 Resolución 
 artículo 12
 artículo 13
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 12
 artículo 2
 artículo 5
 Resolución 
 resolución