Source: http://docplayer.cz/1668410-Vysoke-uceni-technicke-v-brne-brno-university-of-technology.html
Timestamp: 2017-01-18 20:59:01+00:00

Document:
1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT HODNOCENÍ EKONOMICKÉHO RIZIKA STAVEBNÍ ZAKÁZKY Z POHLEDU ZHOTOVITELE EVALUTION OF ECONOMIC RISK OF CONSTRUCTION ORDER FROM PERSPECTIVE OF SUPPLIER DIPLOMOVÁ PRÁCE DIPLOMA THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR BC. MARTINA DURECOVÁ doc. Ing. VÍT HROMÁDKA, Ph.D. BRNO 20152 Podklady a literatura WÖHE, G. Úvod do podnikového hospodářství. Praha: C. H. Beck, 1995 MÁČE, M. Finanční analýza investičních projektů. Praha: Grada Publishing, a.s., 2006 HNILICA, J., FOTR J. Aplikovaná analýza rizika. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. Praha: Ekopress, s.r.o., 2008 Zásady pro vypracování 1. Stavební zakázka a její specifika 2. Přístupy pro hodnocení rizik 3. Ekonomické riziko stavebních projektů 4. Posouzení ekonomického rizika vybrané stavební zakázky z pohledu zhotovitele Cílem práce je vymezení problematiky hodnocení ekonomického rizika na stavební zakázce z pohledu zhotovitele a provedení rizikové analýzy včetně diskuze a doporučení. Výstupem práce bude zpracovaná analýza ekonomického rizika stavebního projektu z pohledu zhotovitele včetně diskuze a doporučení. Předepsané přílohy Licenční smlouva o zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací... doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D. Vedoucí diplomové práce3 4 Abstrakt Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení ekonomického rizika na stavební zakázce z pohledu zhotovitele. V práci je uvedeno rozdělení rizik, identifikace a hodnocení rizik. Praktická část popisuje a hodnotí ekonomická rizika konkrétní stavební zakázky a navrhuje opatření na eliminaci rizik. Klíčová slova ekonomické riziko, riziko, analýza rizik, citlivostní analýza, semikvatitativní hodnocení Abstract This thesis deals with the evaluation of economic risk at a construction point of view of the contractor. The thesis described distribution of risks,identification and risk assessment.the practical part describes and evaluates financial risks specific construction contracts and proposes measures to offset risks. Keywords economic risk, risk, risk analysis, sensitivity analysis, semiquantitative evaluation5 Bibliografická citace VŠKP Bc. Martina Durecová Hodnocení ekonomického rizika stavební zakázky z pohledu zhotovitele. Brno, s., 8 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D.6 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Hodnocení ekonomického rizika stavební zakázky z pohledu zhotovitele zpracovala samostatně a že jsem uvedla všechny použité informační zdroje. V Brně dne podpis autora Bc. Martina Durecová7 PODĚKOVÁNÍ Ráda bych poděkovala vedoucímu mé diplomové práce panu doc. Ing. Vítu Hromádkovi, Ph.D. za ochotu, čas, cenné připomínky a odborné rady k vypracování diplomové práce. Dále bych chtěla poděkovat své rodině za podporu, kterou mi během celého studia dávali.8 OBSAH 1. ÚVOD STAVEBNÍ ZAKÁZKA Soukromá stavební zakázka Zadávání soukromých zakázek Soutěžní zadávání Zadávání z volné ruky Elektronické zadávání Zadávací dokumentace Veřejná stavební zakázka Druhy zadavatelů Členění veřejné zakázky dle předpokládané hodnoty Druhy zadávacího řízení Kvalifikace Ceny za zhotovení stavební zakázky RIZIKO Pojetí rizika Charakteristika rizik v projektech Klasifikace rizika Základní klasifikace rizik Klasifikace z hlediska věcné náplně Ekonomická rizika Analýza rizik Identifikace rizik... 299 3.7 Metody analýzy rizik Kvalitativní metody Kvantitativní metody Stanovení významnosti rizik Matice hodnocení rizik Citlivostní analýza Snižování rizik Ofenzivní opatření Transfer rizika Kvalitní informace Vertikální integrace Využívání síly Defenzivní opatření Diverzifikace Flexibilita Dělení rizika Pojištění Vyhýbání se rizikům Vytváření rezerv Sledování rizik PRAKTICKÝ PŘÍKLAD Základní informace společnosti Charakteristika společnosti Základní údaje o zakázce Charakteristika zakázky... 4710 4.4.1 Stručný popis stavebních objektů Rizika zakázky Obecná rizika zakázky Identifikace rizik projektu Semikvantitativní hodnocení Analýza citlivosti Opatření na snížení rizika ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH... 6611 1. ÚVOD S riziky se v dnešní době setkáváme neustále a obzvláště v podnikání. Rizika ovlivňují podnikatelskou činnost negativně ale i pozitivně hlavně co se týče ziskovosti stavební zakázky. Rizika totiž mohou představovat jak ztrátu, tak vyšší než očekávaný zisk. Některým takovým negativním rizikům lze předejít nebo je alespoň zmírnit, ale bohužel některá rizika ovlivnit nelze. Proto se v této diplomové práci budu zabývat problematikou rizik stavební zakázky, kterou přiblížím v teoretické části a na konkrétní stavební zakázce v části praktické. Téma mé diplomové práce jsem si vybrala Hodnocení ekonomického rizika stavební zakázky z pohledu zhotovitele. Diplomová práce bude rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části se tedy budu zabývat riziky stavebních projektů a budu se snažit popsat ekonomická rizika, která ovlivňují stavební zakázku z pohledu zhotovitele. Budu se také zabývat analýzou a metodami rizik a snížením dopadů těchto rizik do výstavbového projektu. V praktické části budu aplikovat poznatky z teoretické části na konkrétní stavební zakázce. Rizika, která v tomto projektu identifikuji, se budu snažit ohodnotit a navrhnout, jakým způsobem bychom mohli následky rizik do stavební zakázky minimalizovat. Předmětem mé diplomové práce bude identifikace rizik stavebního projektu, riziková analýza a ohodnocení rizik. 1112 2. STAVEBNÍ ZAKÁZKA Pojem stavební zakázka představuje ucelený soubor prací, dodávek a služeb k provedení nového stavebního objektu nebo jeho úpravě. Stavební zakázka může být realizována jako: - novostavba: jedná se o nově budovanou stavbu - rekonstrukce: zahrnuje pouze stavební úpravy konstrukcí bez zásahu do výškových či půdorysných rozměrů - modernizace: jedná se o stavební úpravy, u které se mění zastaralé konstrukce nebo její části za modernější - opravy a údržba objektu - rozšíření objektu: přístavba nebo nástavba objektu - demolice Pojem stavba definuje stavební zákon č. 350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v 2 takto [14] : - Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu. - Pokud se v tomto zákoně používá pojmu stavba, rozumí se tím podle okolností i její část nebo změna dokončené stavby. - Změnou dokončené stavby je: a) nástavba, kterou se stavba zvyšuje b) přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou c) stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby; za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby Z pohledu investora dále dělíme stavební zakázky na soukromé a veřejné. 1213 2.1 Soukromá stavební zakázka Pokud je investor fyzická nebo právnická osoba, jedná se o soukromou zakázku, taková zakázka nepodléhá zákonu o veřejných zakázkách, tzn. soukromý zadavatel si může dle svého uvážení vybrat stavební podnik, který mu zakázku zrealizuje. Při realizaci stavební zakázky musí být smluvní vztahy mezi investorem a dodavatelem uzavřeny smlouvou o dílo na základě občanského zákoníku Zadávání soukromých zakázek I když se soukromá zakázka nemusí řídit dle zákona o veřejných zakázkách, je možné se řídit základními postupy [15] : - soutěžním zadáváním - zadáváním z volné ruky Soutěžní zadávání Je vhodné dodržet postup při výběrovém řízení u soukromé zakázky. Jedná se v podstatě o třífázový výběr [15] : - fáze širšího výběru (předmětem této fáze je vyhledávání v okolí předpokládané stavby) - fáze kvalifikace (prokázání kvalifikace vybraných dodavatelů) - fáze vlastní soutěže (výzva k podání nabídky a vyhodnocení soutěže) Fáze širšího výběru Stavebním podnikům, které se na základě různých důvodů (osobních zkušeností, odborných apod.) vybraly a tyto podniky projevily zájem se o projekt účastnit, se zašlou informace týkající se popisu projektu, předpokládaných termínů a dotazník, ve kterém stavební podnik vyplní informace o referencích, zakázkách na kterých se účastní, subdodavatelé s nimiž spolupracuje apod.. Na základě těchto informací pozve investor podnikatele na osobní pohovor.[15] 1314 Fáze kvalifikace Soukromý zadavatel v této fázi uvádí druhy prací, u kterých na stavební společnosti požaduje doložit odbornou zkušenost nebo reference. Tato fáze umožňuje zlepšit výběr z fáze širšího výběru. Fáze vlastní soutěže Z fáze širšího výběru a z fáze kvalifikace vybere soukromý zadavatel vhodné stavební společnosti pro realizaci výstavbového projektu a těmto zašle výzvu k podání nabídky. Výzva k podání nabídky musí obsahovat zejména [15] : - zadávací dokumentaci - zadávací podmínky - lhůtu pro podání nabídek - zadávací lhůtu - termín a místo otevírání obálek - způsob otevírání obálek (veřejné, neveřejné) - formulář bankovní záruky - formulář nabídkového listu Na základě zadávacích podmínek soukromý zadavatel vyhodnotí vítězného uchazeče Zadávání z volné ruky Zadávání z volné ruky znamená, že soukromý investor zadá stavební zakázku stavebníkovi, na základě dobrých referencí a vlastních zkušeností např. z jiných zakázek. Sjednat výběr zhotovitele na realizaci stavby může soukromý investor i v rámci jednotlivých návštěv stavebních podnikatelů a jejich výběrem dle svého uvážení. Je ale vhodnější a méně rizikové provádět výběr z několika stavebních podnikatelů. Je zcela na soukromém zadavateli, jaký způsob si vybere. Dodavatel musí mít k dispozici zadávací dokumentaci, podle které je schopen stanovit nabídkovou cenu. Kvalita nabídkové ceny pak závisí na podrobnosti a kvalitě 1415 zadávací dokumentace, jelikož při chybějících prvků v nabídkové ceně dochází ke sporům, zda-li určitá část byla v rámci výběrového řízení nebo musí určité části v nabídkové ceně odhadovat. Pokud nejsou účastníkovi některé prvky v zadávací dokumentaci zřejmé, může podat dotaz zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek a tím se zmenší riziko chyb v průběhu výběrového řízení. Zjistí-li účastník chyby v zadávací dokumentaci až při realizaci stavby, jdou následky většinou k tíži zhotovitele [15] Elektronické zadávání Pomocí internetu je možné zadávat stavební zakázky dvěma způsoby [15] : - standardním zadáváním, tj. slouží pro uložení zadávací dokumentace a informace pro uchazeče - reverzně-dražební zadávání on-line tzn. uchazeči se aktivně účastní procesu zadávání zakázky Zadávání zakázek elektronickou aukcí je výhodný pro účastníka výběrového řízení a to z důvodu vylepší cen a nabízených podmínek oproti konkurenci, další výhodou je také anonymita účastníka soutěže. Elektronické zadávání se používá jak u veřejných zadavatelů, tak i u soukromých zadavatelů Zadávací dokumentace Ke stanovení nabídkové ceny za výstavbový projekt jsou potřeba informace ze zadávací dokumentace, která musí obsahovat [15] : - informaci o zamýšlené stavbě - formu výstavbového projektu - účel (bydlení, výroba apod.) - způsob využití - rozsah (objem, plocha, délka atd.) - předpokládaný termín zahájení a dokončení realizace - finanční objem 1516 - druh ceny - způsob účtování dodávky - délku splatnosti faktur - řešení sporů - druhy bankovních záruk, jistot - návrh smlouvy o dílo - Všeobecné smluvní podmínky - Postupy řízení realizace - projektovou dokumentace - dozorování stavebníkem - rozpočtové podklady Je-li zadávací dokumentace nedostatečná, odrazí se tyto nedostatky i v nabídkové ceně, jelikož musí účastník některé úkony cenově odhadovat nebo můžou v nabídce chybět. Čím podrobnější a přesnější zadávací dokumentace bude, tím bude nabídková cena kvalitnější a tím se snižují rizika na budoucí rozsah víceprací, prodražení zakázky a také se snižuje možnost sporů mezi zadavatelem a zhotovitelem z důvodu nekvalitní zadávací dokumentace. 2.2 Veřejná stavební zakázka Je-li zakázka financována státem (kraji, obcemi, státními podniky), jedná se o veřejnou stavební zakázku, která se řídí zákonem 55/2012 Sb. o veřejných zakázkách. Zadavatel je povinen zadávat veřejnou zakázku podle výše uvedeného zákona. Veřejná zakázka je dále členěna na veřejné zakázky na dodávky, veřejné zakázky na služby a veřejné zakázky na stavební práce. Veřejná zakázka na stavební práce zahrnuje jak stavební práce, tak projekční a inženýrskou činnost. Realizace stavební zakázky musí být smluvně zajištěna mezi investorem a dodavatelem. Projekční práce a stavební práce jako např. komunikace, mosty, vodovodní a kanalizační sítě, ČOV, bytové výstavby atd. jsou nejčastějšími veřejnými zakázkami. 1617 2.2.1 Druhy zadavatelů sektorové. Zákon o veřejných zakázkách rozděluje zadavatele na veřejné, dotované a Veřejný zadavatel Podle zákona 55/2012 Sb. o veřejných zakázkách se za veřejného zadavatele považuje: - Česká republika - státní příspěvková organizace - územní samosprávní celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávní celek - jiná právnická osoba, jestliže: 1) byla založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu a 2) je financována převážně státem či jiným veřejným zadavatelem nebo je státem či jiným veřejným zadavatelem ovládána nebo stát či jiný veřejný zadavatel jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu Dotovaný zadavatel Dotovaným zadavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50% z peněžních prostředků z veřejných zdrojů nebo pokud peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou zakázku z těchto zdrojů přesahují Kč. Sektorový zadavatel Sektorový zadavatel vykonává činnosti dle 4 např. v odvětví plynárenství, teplárenství, elektroenergetiky, vodárenství atd. 1718 2.2.2 Členění veřejné zakázky dle předpokládané hodnoty Veřejná zakázka se dělí dle zákona 12 na nadlimitní, podlimitní a zakázku malého rozsahu. O nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce se jedná v případě, že hodnota zakázky dosahuje minimálně Kč bez daně z přidané hodnoty. Hodnota podlimitní veřejné zakázky na stavební práce je v rozmezí od Kč do Kč bez daně z přidané hodnoty. Pokud je hodnota veřejné zakázky menší než Kč bez přidané hodnoty, jedná se o zakázku malého rozsahu. Zakázka malého rozsahu se nemusí zadávat dle zákona o veřejných zakázkách, ale pod podmínkou, že zakázka nesmí být rozdělena na části, tedy snížena na hodnotu tak, aby byla definována jako zakázka malého rozsahu Druhy zadávacího řízení Zadávací řízení upravuje zákon 55/2012 Sb. o veřejných zakázkách podle toho, je-li zakázka nadlimitní nebo podlimitní. Zákon tedy vymezuje tyto zadávací řízení: - otevřené řízení ( 27) - užší řízení ( 28) - jednací řízení s uveřejněním ( 29) - jednací řízení bez uveřejnění ( 34) - soutěžní dialog ( 35) - zjednodušené podlimitní řízení ( 38) Kvalifikace V zákoně o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. ze dne 14. Března 2006 se prokazovaly ekonomické a finanční předpoklady. Tyto ekonomické a finanční předpoklady byly v novele zákona 55/2012 Sb. o veřejných zakázkách zrušeny a nahradilo je pouze čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti plnit 1819 veřejnou zakázku. Každý dodavatel musí splnit určité kvalifikace po právní, ekonomické a odborné stránce. Kvalifikační předpoklady dodavatele pro plnění veřejné zakázky upravuje zákon 55/2012 Sb. o veřejných zakázkách následovně: - splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 - splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 - předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku - splnění technických kvalifikačních předpokladů podle Ceny za zhotovení stavební zakázky Cena za zhotovení stavební zakázky musí být v zadávání zakázky jednoznačně popsána [15] : - konstrukce ceny (jakým postupem se cena stanoví) - obsah ceny Konstrukce ceny má na stavební zakázku významný vliv, jelikož může zakázku prodražit, ale také podcenit. Zakázky se podle druhu konstrukce ceny rozdělují na zakázky [15] : - za paušální cenu - za položkovou cenu - za nákladovou cenu Riziko ceny na stavební zakázku je v každém z výše uvedených druhů. Na každou stavební zakázku je vhodný jiný druh ceny. K určení druhy ceny a dopad rizika na stavební zakázku je možnost provést rizikovou analýzu. Druhy cen rozlišujeme podle několika znaků [15] : - časová závislost na vnějších vlivech (cena pevná, pohyblivá) - obsah (cena paušální, agregovaná) - způsobu stanovení (cena jednotková, položková, výměrová, nákladová) - funkce ve výstavbovém projektu (cena nabídková, dohodnutá) 1920 Pevná a pohyblivá cena Pevná cena je taková cena, která se v časovém období nemění v důsledku inflace, deflace, změna kurzů, úrokových sazeb, energie. Cena pevná je riziko na straně zhotovitele stavební zakázky. U pohyblivé ceny se cena upravuje o důsledky inflace, deflace, změny kurzů, úrokových sazeb a energie na základě smluvních podmínek. Paušální cena Cena paušalizovaná je souhrnná cena, která je sjednaná z položkových cen (např. souhrn cen položek za střechu, zemní práce, betonové konstrukce). Pokud se provádí stavební zakázka, u které se neočekávají změny díla, je vhodné tuto cenu použít. Jednotková a agregovaná cena Jednotková cena vyjadřuje cenu na určitou měrnou jednotku, např. cena za m 3 zdiva, cena za m 2 omítky, cena za tunu výztuže, cena za m 3 výkopu. Je-li ale uvedena cena za m 3 výkopu včetně odvozu na skládku a skládkovného, jedná se o cenu agregovanou. Položková cena Položkové ceny jsou takové ceny, které jsou sestaveny do položkových rozpočtů, výkazů výměr nebo sestav. Nákladová cena Jedná se o cenu, kdy se zakázka účtuje podle skutečných nákladů. Zhotovitel dokládá zadavateli daňové doklady za nákup materiálů, výrobků, prací a k těmto částkám zhotovitel připočte přirážku, kterou má dohodnutou se zadavatelem. Přirážka obsahuje náklady na pojištění a bankovní záruku, režijní náklady a zisk. Přirážka může být buď [15] : - pevná 2021 - konstantní procentní - klouzavá procentní Cena nabídková, dohodnutá Nabídková cena je cena, která byla nabídnuta na základě zadávací dokumentace z projektové dokumentace a lhůty výstavby. Nabídková cena musí zahrnovat všechny náklady výstavbového projektu jako materiály, výrobky, práce, náklady na energie, dopravu, pojištění zhotovitele, bankovní záruky, náklady vyplývající ze smlouvy o dílo a z postupů řízení realizace výstavbového projektu a samozřejmě také režie a zisk. 2122 3. RIZIKO 3.1 Pojetí rizika Pojem rizika je chápán hlavně v negativním slova smyslu a zaměřujeme se tedy hlavně na identifikaci negativních dopadů rizika. Jsou ale i rizika, která mají na projekt nebo podnikání i pozitivní vliv. Z negativního hlediska mohou být rizika chápána jako [5] : - možnost vzniku ztráty - možnost výskytu událostí, které zabrání či ohrozí dosažení cílů jednotlivci nebo organizace - nebezpečí negativních odchylek od stanovených úrovní cílů jednotlivce či organizace - variabilitu možných výsledků projektu Rizika, na která můžeme mít negativní i pozitivní pohled mohou být například [5] : - variabilita možných výsledků určitých procesů nebo aktivit - možnosti odchylek od výsledků (negativních i pozitivních) očekávaných nebo plánovaných - pravděpodobnost odlišných hodnot od očekávaných nebo plánovaných 3.2 Charakteristika rizik v projektech Nalezení rizik projektu, záleží na dostatečném množství informací o projektu. Budeme-li mít větší množství informací o rizicích z manažerské pozice i z technické přípravy projektu, je větší možnost rizika analyzovat, odvrátit nebo potlačit. Rizika mohou nastat již v chybně zpracované cenové nabídce, nedodržení termínu kolaudace, nedodržení garantovaných parametrů apod. Proto se riziky musíme zabývat již od zahájení výběrového řízení. Rizika nemusí nastat jen z důvodu malého množství informací o projektu. Mohou nastat rizika, které nemohou dodavatelé ovlivnit. Jsou to například klimatické podmínky, selhání nově navržených technologií apod. 2223 Je třeba předpokládat nebezpečí rizik, které na projekt působí a tyto rizika následně eliminovat nebo odvrátit aby nedošlo k finanční, technické nebo fyzické újmě. Čím je stavební zakázka rozsáhlejší, tím jsou rizika projektu větší. Ve stavební činnosti jsou kladeny vysoké nároky jak na kvalitu, která musí být samozřejmostí, tak na termíny a technologické postupy. Každá stavební zakázka s sebou nese mnoho rizik již od zpracování nabídky do výběrového řízení, přes realizaci až po předání investorovi. I v případě velmi kvalitní přípravy a realizace projektu nejsou zaručeny plánované výsledky projektu, jelikož projekt ovlivňují různé druhy rizik a faktorů. Obr. č. 1: Faktory ovlivňující výsledky projektu [4] 3.3 Klasifikace rizika náplně [4,6,7,12]. Rizika rozděluje do dvou skupin a to na základní rizika a rizika podle věcné Základní klasifikace rizik Spekulativní a čisté riziko Mezi spekulativní riziko patří podnikání, které je samo o sobě rizikem. Podnikatel realizující stavební zakázku očekává, že konečná stavba vyjde nejméně 2324 v takovém zisku, který si naplánoval. Výstupy projektu ale mohou být jak pozitivní (kalkulovaný nebo vyšší zisk), ale také negativní (nižší než kalkulovaný zisk). Do kategorie spekulativního rizika můžeme zařadit dále například hazardní hru. Při hazardní hře máme naději vzniku zisku, ale i ztráty. Základem spekulativního rizika jsou faktory umožňující jak vznik zisku, tak vznik ztráty. Pojem čisté riziko znamená, že může v určitých situacích vzniknout ztráta a nebo ztráta žádná, tedy bez možnosti zisku. Ovlivnitelné a neovlivnitelné riziko Ovlivnitelné riziko je chápáno jako riziko, které můžeme identifikovat a eliminovat již např. při zpracování nabídky nebo dokonce částečně odstranit. Mezi ovlivnitelné riziko patří krátké termíny, nízká kvalifikace manažerů, projektantů, rizika odvíjející se od rozsáhlosti projektu a krátkých termínů. Neovlivnitelné riziko představuje změnu politických, legislativních podmínek, hospodářská opatření státu, situace ve světě, ekonomická situace a řadu dalších. Toto riziko není možné identifikovat, pouze eliminovat dopad rizika. Systematické a nesystematické riziko Systematické riziko se dotýká všech účastníků národního trhu. Jako příklad můžeme uvést nezaměstnanost, HDP, úrokové sazby). Nesystematické riziko neboli jedinečné, se týká jednotlivých podnikatelských subjektů. Jedná se o havárie výrobních zařízení nebo také vyšší konkurence na trhu. Vnitřní a vnější riziko U vnitřního rizika se jedná o rizika uvnitř podniku tj. neprofesionalita zaměstnanců, nedostatečné pokrytí pracovních míst, nepoctivé jednání. Vnější rizika ovlivňují podnik z externího podnikatelského okolí (politika, ekonomika, konkurence, spotřebitelé). 2425 3.3.2 Klasifikace z hlediska věcné náplně Technicko-technologická rizika Jedná se o riziko realizace nových technologií, výrobků, o nedostatečné technické zadání, nové neověřené technologie a postupy, zkoušky nebo technické parametry ale také požadavky norem a předpisů na technické řešení. Výrobní rizika Riziko související s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků nebo také riziko související se stávkou, havárií. Tržní rizika Jedná se o riziko související s cenami na tuzemských i zahraničních trzích. Finanční rizika Týkají se financování projektu. Mezi finanční rizika patří kolísání směnného kurzu, cash flow projektu, pohledávky, dotace. Finanční riziko vzniká ve vztahu subjektu (jednotlivcem nebo organizací) a jměním, při kterém mohou být příjmy ztraceny nebo zhoršeny. Finanční riziko je ovlivněno třemi faktory [12] : - subjektem, který je vystaven možnosti ztráty - aktivy či příjmem, jejichž snížení hodnoty, zničení nebo změna vlastnictví jsou příčinou finanční ztráty - hrozbou (nebezpečím), které může zavinit ztrátu Legislativní rizika Mezi legislativní rizika patří rizika týkající se smluvních vztahů, jako jsou smluvní pokuty, náhrady škod nebo také rizika související daňovými zákony, licencemi, patenty. Taková rizika je potřeba zajistit konkrétními licenčními smlouvami. 2526 Příklady častých právních rizik [4] : - při provádění právních úkonů související s existencí organizace se postupuje v rozporu se zákonem (zápis do příslušného rejstříku, při založení dceřiné společnosti apod.) - nevhodné interní právní normy - nevhodné smlouvy s dodavateli, odběrateli nebo zaměstnanci - nevhodné úvěrové smlouvy, skladovací apod. - neošetření ochrany osobních údajů Politická rizika Rizika války, státních nepokojů a stávek, omezení vývozu tuzemských výrobků do zahraničí, to jsou rizika politikou vlády. Informační rizika informací. Riziko týkající se firemních dat informačních systémů. Vzniká také nedostatkem Rizika spojená s lidským činitelem Rizika spojená s lidským činitelem mohou být jak negativní (tj. ovlivněná lidskými chybami), tak pozitivní (lidskými zkušenostmi). Riziko selhání lidí může být z důvodu nekompetentnosti, nedbalosti nebo nízké kvalifikace zaměstnanců, kteří se účastní projektu, nedokonalé smlouvy o dílo. Rizika z vyšší moci Živelné katastrofy (záplavy, vichřice, úder blesku atd.), havárie technologických zařízení, havarijní situace (pád letadla, potopení lodi, havárie kamionu) jsou rizika z vyšší moci. 2627 Projektové riziko Jedná se o rizika ze špatného řízení projektu. Je třeba provádět [12] : - Diskuze a rozhovory s odborníky - Kontrolu seznamu úkolů a časového plánu Kreditní Jedná se o riziko platební neschopnosti zákazníků. Enviromentální Riziko zvýšených nákladů na opatření na ochranu životního prostředí apod. 3.4 Ekonomická rizika Do ekonomických rizik bychom zahrnuli nepřeberné množství rizik týkajících se nákladů. Jsou to rizika, která ovlivňují ekonomické výsledky podniku. Mezi takováto rizika patří: - růst cen nákladových položek - smluvní podmínky - platební podmínky a platební morálka - financování projektu - inflace - vlastní nákladové sazby mimo výrobu (technika, servis) - kursovní rizika Některá z výše uvedených rizik nelze ovlivnit, jedná se především o růst cen nákladových položek a tím zvyšování nákladů projektu a tedy snižování plánovaného zisku. Rizika typu smluvních a platebních podmínek lze ovlivnit, při jednání s investorem a kompromisem těchto podmínek. Vždy se dohodnout o kompromisu smluvních podmínek nelze, zejména u veřejných zakázek. 2728 3.5 Analýza rizik Analýzu rizik definujeme jako souhrn činností směřujících k odhadu rizik projektu [9]. Rizika by měla být analyzována již od začátku přípravy projektu až po přijetí a následnou realizace či zamítnutí projektu z důvodu neuspokojivého hospodářského výsledku nebo velkou mírou rizik. Základem analýzy je vyjasnění takových faktorů projektu (prodejní ceny, úrokové sazby a další), které mohou být významné, a které nejvíce ovlivňují rizika projektu a zda jsou tyto rizika ještě přijatelná nebo již nepřijatelná, dále snížení těchto rizik na projekt. Odhalená rizika je nutné promítnout do projektu a určit, jaké metody budou pro zabezpečení rizika nejvhodnější. Na začátku každé analýzy rizik si pokládáme otázky typu [9] : 1) Jaké negativní události mohou nastat? 2) Jaká je pravděpodobnost, že se tyto negativní události vyskytnou? 3) Jaké následky mohou mít tyto negativní události? Odpovědi na tyto otázky získáme pomocí identifikace rizik a stanovení jejich významnosti, které se provede pomocí kvantifikace rizik a to kvalitativní nebo kvantitativní metodou. Obr. č. 2: Způsoby kvantifikace rizika [6] 2829 O stanovení určité expertní metody, která má být na projektu použita rozhodují [9] : - cíle rozhodování o riziku - náklady na použitou metodu - čas - dostupnost expertů - vypovídací schopnost - robustnost a adekvátnost závěrů (výsledek expertní analýzy musí být dostatečně zdůvodněn) - přesvědčivost výsledků Celkově analýza rizik zahrnuje tyto kroky [6] : - Identifikace rizik - Stanovení významnosti rizika - Měření rizika - Hodnocení rizika Výsledkem hodnocení rizik je určit taková opatření, které identifikovaná rizika sníží nebo přímo zamezí jejich výskytu. Je zřejmé, že všechna stanovená rizika nemohou být odstraněna, jelikož by se náklady na jejich odstranění podepsala na hospodárnosti projektu. 3.6 Identifikace rizik Identifikace rizik je nejdůležitější fází analýzy rizik. Odhaluje rizika, která na projekt působí a stanovuje jejich důležitost. Je nutné se zabývat riziky, která mohou v budoucnosti projekt ovlivnit, ale také riziky minulými, které minulé projekty negativně ovlivnili a těmito se také zabývat. K prvotní identifikaci a určení klíčových rizik se používají tyto metody [3,5,7] : - Delphská metoda - SWOT analýza - Brainstorming 2930 - Provedení Pre-Mortem - Kontrolní seznam - Pohovory s manažery a experty Delphská metoda Delphská metoda probíhá písemnou formou a to formou dotazníků nebo případně chatu. Předmětem této metody je kontaktování externích odborníků a odborníků z vlastní firmy, kteří spolu při zpracování odpovědí nepřijdou do styku. Je tedy zaručen individuální přístup při zpracování rizik. SWOT analýza Analýza představuje silné a slabé stránky projektu, příležitosti a hrozby, které se snažíme indentifikovat. SWOT analýza je přínosná hlavně v jeho počáteční fázi. Výhodou SWOT analýzy je jednoduchost, nízké náklady, nejsou potřeba žádné výpočty a poskytuje rychlou odpověď. Cílem SWOT analýzy je potlačit slabé stránky projektu a hrozby, maximalizovat příležitosti a silné stránky projektu. Brainstroming Jedná se o metodu ve formě volných diskuzí, jejímž cílem je sestavit seznam rizik pro následnou analýzu. V diskuzi jsou zapojeni externí experti a odborní pracovníci vlastní firmy. Brainstorming je jednou z nejpoužívanějších metod. Provedení Pre-Mortem Podstatou této metody je, že si účastníci představují projekt, který skončil a nepodařilo se dosáhnout plánovaných výsledků. Účastníci po té popisují, proč mohl být projekt neúspěšný. Metodu Pre-Mortem je možné kombinovat s brainstormingem. 3031 Kontrolní seznam Předmětem kontrolního seznamu rizik je přehled potenciálních rizikových faktorů, které se vyskytovaly již v obdobných projektech a také které se mohou objevit v daném konkrétním projektu. Další metody identifikace rizik: - Kognitiní (myšlenkové) mapy - Technika nominální skupiny - Afinitní diagramy - Diagram Ishikawa - Diagram rybí kost - Analýza předpokladů a omezení - Analýza kořenových příčin - Diagramy vlivů - a další Identifikovaná rizika je nutné zaznamenat a po té vybrat vhodnou metodu k analyzování a hodnocení těchto rizik. Rizika je možno zaznamenat do tabulky, ve formě modelu příčina riziko účinek. Tabulka č. 1: Zápis identifikovaného rizika [7] Příčina Riziko Účinek Nedostatek času na realizaci Kde je příčina, riziko a účinek specifikováno jako [7] : Příčina: jisté skutečnosti o projektu a jeho okolním prostředí Riziko: nejistota, která může ovlivnit projekt Účinek: dopad na projekt Zpoždění v dodávce zákazníkovi Penále za pozdní dodání 3132 3.7 Metody analýzy rizik K vyjádření velikosti dopadu rizik do projektu se v analýze rizik používají dvě základní metody a to kvalitativní a kvantitativní metoda, případně jejich kombinace Kvalitativní metody Kvalitativní metoda je jednodušší a rychlejší než kvantitativní, ale je méně přesná, jelikož je stanovena kvalifikovaným odhadem. Kvalitativní analýza určuje pravděpodobnost rizika a jeho dopad pomocí stupnic. Provádí se tzv. maticí rizik, hodnotí se slovně nebo pravděpodobnostním intervalem viz. následující tabulka. Tabulka č. 2: Stupnice kvalitativního vyjádření rizika [5] Stupeň Slovní charakteristika rizika 1 velice malé riziko 2 malé riziko 3 střední riziko 4 vysoké riziko 5 zvláště vysoké riziko Počet rizik a jejich zařazení do míry pravděpodobnosti a dopadu je zcela individuální volba. Zvolit si můžeme také počet stupňů rizika, potřebujeme-li detailnější zařazení, zvolíme vyšší počet stupňů a naopak Kvantitativní metody Kvantitativní analýza je náročnější, ale tudíž přesnější než metoda kvalitativní. Provádí se proto jako upřesnění kvalitativní metody a to pomocí matematických (pravděpodobnostních a statistických) výpočtů. Výsledkem kvantitativní metody je číselné vyjádření jednotlivých rizik projektu a následně celkového rizika projektu. 3233 Pro číselné vyjádření slouží [5] : - pravděpodobnostní nedosažení (případně překročení) určité hodnoty kritéria - statistické charakteristiky variability kritéria, zahrnující rozptyl, směrodatnou odchylku a variační koeficient - hodnoty kritéria, které budou překročeny (či nedosaženy) se zvolenou pravděpodobností Metody, které se nejvíce používají pro kvantitativní analýzu je například citlivostní analýza, metoda PERT, simulace Monte Carlo nebo analýza rozhodovacího stromu, analýza typu motýlek a další. Simulace Monte Carlo Simulace Monte Carlo je statistická simulační metoda umožňující generování velkého počtu scénářů a propočet pro každý scénář zvlášť. Simulace Monte Carlo se využívá tehdy, nemůžeme-li výsledek přímo spočítat a musíme tedy postup nasimulovat pomocí simulačního softwaru. K výpočtu se využívá simulační software Crystal Ball nebo Metoda PERT Metoda PERT je metoda časové analýzy projektu zahrnující stochastické časové ohodnocení projektu [7]. Využívá se hlavně pro projekty, kde je největší rizikový faktor délka trvání určitých činností. Metoda PERT se poté provádí na tyto délky trvání a to: - optimistická doba trvání - nejpravděpodobnější délka trvání - pesimistická doba trvání Analýza typu motýlek Analýza typu motýlek popisuje a analyzuje rizika od příčin až po jeho následky. Cílem má být jednoduché znázornění vzniku a dopadů rizik. Tato metoda se používá 3334 k účelu diskuze vzniku rizik a jejich následné ošetření, nevýhodou metody je ale její jednoduchost. Analýza rozhodovacího stromu Analýza rozhodovacího stromu se ve formě diagramu využívá pro analýzu výběru mezi dvěma a více alternativami. Pro každou alternativu se pak tvoří strom, který se dále větví dle individuálních událostí. Výsledkem je takové rozhodnutí rozhodovací stromu, které přinese nejvyšší očekávanou hodnotu projektu. Obr. č. 3: Rozhodovací strom [7] Stromové diagramy se využívají v mnoha fázích analýzy rizik, využívají se k odhadu pravděpodobnosti výskytu sledovaného jevu a mají především metodický význam [15] : - umožňují rizikovému inženýrovi snáze vniknout do problému - jsou dobrým nástrojem pro dorozumění s objednatelem analýzy (objednatel snáze pochopí myšlenkový postup rizikového inženýra) - usnadňují týmovou práci a porozumění se spolupracovníky 3435 - jsou zdrojem návrhů pro analýzu rizik 3.8 Stanovení významnosti rizik Po identifikaci rizik se pro upřesnění významnosti rizik provádí ohodnocení kvalitativních rizik expertním hodnocením tj. pomocí matic hodnocení rizik a v případě kvantifikovaných rizik pomocí analýzy citlivosti Matice hodnocení rizik Podstatou matice hodnocení rizik je posouzení významnosti rizik podle pravděpodobnosti výskytu rizika a intenzity negativního dopadu. Významnost rizikového faktoru se stanový vynásobením pravděpodobnosti výskytu rizika s intenzitou negativního dopadu. Čím vyšší je výskyt pravděpodobnosti a intenzity rizika, tím je riziko významnější. Matice hodnocení rizik může mít formu kvalitativního nebo semikvantitativního ohodnocení. Kvalitativní hodnocení Pro ohodnocení pravděpodobnosti a intenzity negativních dopadů, se využívá stupnice obvykle s pěti stupni. Tabulka č. 3: Stupnice hodnocení [5] Stupeň ZV V S M VM Pravděpodobnost, intenzita negativního dopadu zvláště vysoká vysoká střední malá velice malá Výstupem ohodnocení pravděpodobnosti a intenzity dopadu je následně matice hodnocení rizik. 3536 Nejvýznamnější rizika jsou v matici hodnocení rizik uvedena v pravém horním rohu (R1, R2, R4) a nejméně významná jsou uvedena v dolním levém rohu matice (riziko R5, R6). Pravděpodobnost Tabulka č. 4: Matice hodnocení rizik [5] Intenzita negativních dopadů VM M S V ZV VM R4 M R1 R2 S R9 R8 V R5 R3 ZV R6 R10 R7 Pro určení významnosti rizik s důvodu začlenění do uvedené matice se rizika rozdělují do tří kategorií [5], a to nejvýznamnější rizika, rizika středně významná a málo významná. Semikvantitativní hodnocení Také semikvantitativní hodnocení využívá matici hodnocení rizik, ale na rozdíl od kvalitativního hodnocení vyjadřuje semikvantitativní také číselné hodnocení jednotlivých rizik projektu. Pro ohodnocení každého faktoru rizika je potřeba přiřadit číselné ohodnocení jak pravděpodobnostnímu výskytu rizika, tak intenzitě negativního dopadu. Tabulka č. 5: Číselné ohodnocení významnosti rizik [5] Ohodnocení Ohodnocení intenzity negativních dopadů pravděpodobnosti Kvantitativní ohodnocení významnosti jednotlivých rizik lze využít k [5] : - uspořádání rizik od nejvýznamnějšího k riziku nejméně významnému 3637 - rozčlenění rizik do skupin a odlišnou významností tj. skupina významných rizik (např. ohodnocení vyšší než 30), skupina středně významných rizik (ohodnocení od 10 do 30) a skupina nejméně významných rizik (ohodnocení menší než 10) - stanovení celkového rizika projektu jako součet číselného ohodnocení významnosti všech rizikových faktorů Citlivostní analýza Citlivostní analýza zjišťuje velikost negativního dopadu změnou jednoho nebo několika hodnot faktorů rizika na projekt. Analýza citlivosti se provádí vytvářením pesimistických a optimistických variant zkoumaného projektu ve formě jednoparametrové analýzy nebo vícekriteriální analýzy. Jednoparametrová analýza zkoumá vliv zvoleného jednoho rizikového faktoru na projekt, zatímco vícekriteriální analýza zkoumá dopad na projekt při více faktorech, které se vzájemně ovlivňují. Rizikovým faktorům s velkou pravděpodobností, které považujeme za rozhodující, např. u zemních prací riziko odlišných geologických poměrů apod., je třeba věnovat pozornost. Hodnoty rizikových faktorů pak mohou být buď pesimistické nebo optimistické. 3.9 Snižování rizik Jak už bylo řečeno, podnikání je samo o sobě rizikem, ale také sebou nese další rizika, které jsme již specifikovali v bodě 3.2 této diplomové práce. Při identifikaci těchto rizik musíme provést opatření na snížení rizika, abychom se jim mohli vyhnout nebo je alespoň eliminovat. Vhodnost snižování pomocí určitých nástrojů může být na každém projektu různý, ale měli bychom se snažit zvolit takový nástroj, který bude samozřejmě nejméně nákladný a zároveň nejvýhodnější. Při volbě nejvhodnějšího nástroje pro snížení rizika je třeba zvolit takovou metodu, která bude v dané situaci nejvhodnější, jelikož některá rizika v dané situaci je lepší přesunout, někdy také zadržet nebo se rizikům zcela vyhnout. 3738 Obr. č. 4: Obecné doporučení pro ošetření rizik [7] Opatření na snížení rizik můžeme v podstatě rozdělit do dvou skupin a to na ofenzivní a defenzivní opatření [10] Ofenzivní opatření Podstatou ofenzivního opatření je prevence rizika, tzn. zaměřují se na příčinu vzniku rizika, resp. snižují pravděpodobnost výskytu rizika a velikost nepříznivých dopadů. Mezi ofenzivní opatření patří například transfer rizika, kvalitní informace, vertikální integrace nebo využívání síly Transfer rizika Často využívaným způsobem na snižování rizika je transfer (přesun) rizika na jiné subjekty (subdodavatele a odběratele). Přesun rizika lze převádět například z [6] : - investora na zhotovitele - zhotovitele na subdodavatele - projektanta (autorský dozor) ba konzultanta (odbornou firmu) - investora na projektanta V provozní fázi projektu se rizika převádí na dodavatele nejčastěji formou [4,6,8] : - uzavírání dlouhodobých kupních smluv na dodávky materiálů při pevných cenách - uzavírání kontraktů na prodej výrobků za předem stanovených podmínek jako např. objem prodejů, prodejní ceny apod. 3839 - pronájem zařízení (leasing) - odkup pohledávek (faktoring, forfaiting) - bankovní záruka - franšíza Rizika by měl nést ten subjekt, který v rámci svého podnikání je schopen tyto rizika nejlépe řídit, tedy měl by to být ekonomicky silnější subjekt. Leasing Podle obsahu smlouvy jsou leasingové vztahy charakterizovány jako normální nájemní smlouvy, smlouvy obstaravatelské a další. Leasingové smlouvy můžeme rozdělit na dva druhy podle způsobu smluvního ujednání [11] : 1. Smlouvy o operačním leasingu 2. Smlouvy o finančním leasingu Faktoring Podstatou faktoringu je postoupení pohledávky faktoringové společnosti na základě smluvního vztahu. Faktoring se provádí z důvodu potřeby hotovosti, kterou podnikatelé potřebují k další podnikatelské činnosti, jelikož podnikatel fakturuje objednateli provedené práce se splatností 30 někdy až 90 dní. Faktoringová firma zaručí, že bude pohledávka proplacena a tím nese riziko nedobytnosti pohledávek. Obr. č. 5: Základní vztahy faktoringu [4] 3940 Foarfaiting Podstatou foarfaitingu je odprodej pohledávek zajištěné vhodnými úvěrovými nástroji. Na rozdíl od faktoringu je převzetí pohledávky forfaiterem bezregresní, tzn. veškeré riziko neuhrazení závazku přebírá sám forfaiter. Firmy zabývající se foarfaitingem používají pro vymáhání pohledávek nástroje typu faktoring, zápočty atd. Foarfaiting se provádí tehdy, není-li možné použít klasické nástroje financování jako např. refinancování u speciálních bank. Bankovní záruka Na základě žádosti svého klienta se banka zavazuje vyplatit stanovenou částku v případě, že klient nedodrží své závazky (nedodržení podmínek záruk, provedení stavební díla apod.) Kvalitní informace Podstatu je mít takové informace o svých stávajících nebo potenciálních zákazníků, abychom tím mohli eliminovat rizika týkající se konkurenceschopnosti, obchodních partnerů, analýzy trhu Vertikální integrace Cílem vertikální integrace je snížení rizik ve výrobě a tedy snížením nákladů, dále zabezpečit kvalitu výrobků a služeb Využívání síly Využíváním síly je myšleno například vytváření nátlakových skupin zaměřených na legislativní opatření, prosazování určitých státních dotací, přijetí nebo nepřijetí určitých zákonů. 4041 3.9.2 Defenzivní opatření Defenzivní opatření nebo také nápravná opatření se zabývají snížením negativních dopadů rizik. Mezi tyto opatření na snížení rizika patří [4,6,8] : - diverzifikace - flexibilita - dělení rizika - pojištění - vyhýbání se rizikům - získávání dodatečných informací - vytváření rezerv Diverzifikace Jedná se o nejpoužívanější metodu defenzivního opatření, která snižuje negativní důsledky rizika. Podstatou diversifikace je rozložit riziko na co největší základnu. Obr. č. 6: Diverzifikace rizik [6] Diverzifikace rizika se může týkat [4,8] : - diverzifikace výrobního programu (ve výrobním programu jsou začleněny výrobky různé povahy snížení rizika poptávky) 41 Zobrazit více
Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020 1. Závaznost a účinnost...1 2. Definice pojmů...1 3. Příprava výběru dodavatele...2 3.1. Určení předmětu a Více VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Světlík Sídlo: Světlík 27, 381 01 Český Krumlov Zastoupena: Michalem Zahorákem starostou obce Světlík IČ: 00246166 Zadavatel podle 26 odst. 3 písm. b) a 38 zákona Více Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky
Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny b) v popisu předmětu veřejné zakázky c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele Více PARTNEŘI PŘI VÝSTAVBĚ SPOLEČNOST. Partneři ve výstavbovém procesu. stavebník (objednatel, investor) projektant. zhotovitel (dodavatel stavby)
Smluvní vztahy ve výstavbě Poptávka, nabídka, smlouva o dílo, plnění Projektování elektrických systémů České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb ng. Ladra 1 Partneři Více Kvalifikační dokumentace
DIVADLO NA VINOHRADECH Kvalifikační dokumentace k Oznámení veřejné zakázky č. 202011008789 ze dne 05/03/2012 na akci Rekonstrukce technického zázemí Divadla na Vinohradech metodou EPC Zpracovatel: ENVIROS, Více Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení
ÚMČ Praha 11 Odbor správy majetku P O P T Á V K O V Ý L I S T Výtisk č. 1 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná Více Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843
Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Rozšíření administrativních prostor II. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Více Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice
LEGISLATIVNÍ RÁMEC VÝSTAVBY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace Více Chodníky podél S III/15523 k.ú. Vidov - 1. část - V. a VI. etapa
Název zakázky Chodníky podél S III/15523 k.ú. Vidov - 1. část - V. a VI. etapa Zadavatel zakázky: Adresa: Vidov 51, 370 07 Č. Budějovice 1/6 1. Vyhlášení zadávacího řízení Tato zakázka nespadá pod režim Více Charakteristika rizika
Charakteristika rizika Riziko je možnost, že se dosažené výsledky podnikání budou příznivě či nepříznivě odchylovat od předpokládaných výsledků. Odchylky od předpokladu jsou: a) příznivé b) nepříznivé Více P14V00000001 - Rozšíření výrobních kapacit společnosti CYPRIÁN, s.r.o.
veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) A co děti, mají se kde učit? nástavba na budovu ZŠ Mnichovice Toto odůvodnění Více VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel Město Osečná tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zateplení obvodového pláště Mateřské školy Osečná Zadávací řízení je organizováno formou výzvy Více CZ-Brno: Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení, pro dálnice, silnice, přistávací plochy a železnice; zarovnávání ploch
1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:353326-2010:text:cs:html CZ-Brno: Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení, pro dálnice, silnice, Více Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice
10. PLÁN RIZIK, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A NÁKUPY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál Více VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: FN Ostrava - Edukační centrum Ostrava - rekonstrukce operačních sálů
ZADAVATEL: Fakultní nemocnice Ostrava Sídlem: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava Poruba Zastoupený: doc. MUDr. David Feltl, Ph.D,.MBA - náměstek ředitele pro strategii jednající na základě pověření ze Více VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058
VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 Identifikační údaje zadavatele: Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Komenského Více ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách
Zadavatel veřejné zakázky: Město Železný Brod náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod IČ: 00262633 Statutární zástupce : André Jakubička, starosta Název veřejné zakázky: Zateplení sportovní haly v Železném Více VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU Zadavatel: Základní škola Benešov, Sídlo:, PSČ 256 01 IČ: 75033062 Kontakt: na emailové adrese NÁZEV ZAKÁZKY ZŠ Jiráskova, klimatizace Více Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT Více ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Obec Osík Osík 240, 569 67 Osík, IČ: 00277100, tel: 461 612 573, e-mail: osik@lit.cz, www.osik.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku spojenou se zajištěním technického dozoru investora na akci: Více ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Sídlo zadavatele: Praha 1, Staroměstské náměstí 6, PSČ 110 15
ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název zadavatele: Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Sídlo zadavatele: Praha 1, Staroměstské náměstí 6, PSČ 110 15 IČO: 66002222 Název veřejné zakázky: Více 1 MEGA a.s. Pracoviště: Pod Vinicí 87 471 27 Stráž pod Ralskem Česká republika VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
1 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ, Stráž pod Ralskem, zastoupená generálním ředitelem podniku vyhlašuje výběrové řízení Klimatizace (chlazení) místnosti kontinuální laminace a průmyslové využití odpadního tepla 1. PODMÍNKY Více ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejné zakázky malého rozsahu Výstavba inženýrských sítí a obslužné komunikace pro 14 rodinných domků v lokalitě 1/6 výběr generálního dodavatele souboru stavebních prací Zadavatel: Více Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu
Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Vážení přátelé, Naše č. j.: 853/2011 Vyřizuje: Ing. Jan Studený Tel. č.: 724 303 746 E-mail: starosta@ricanyubrna.cz Více VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 1/2013/RFP
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 1/2013/RFP Pardubice, tř. Míru oprava, rekonstrukce a přístavba č. p. 60 a 450 generální klíč 1. Základní údaje o zadavateli: Rozvojový Více 4. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na 3 roky.
Odůvodnění veřejné zakázky, vypracované v souladu s ust. 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon). Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky nazvané Výběr Více PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond
PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky Více Dodávka laboratorního nábytku
Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou podle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále jen zákon) s názvem Dodávka Více Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona o veřejných zakázkách (ZVZ)
Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647, Praha 9, PSČ 193 21 Veřejná zakázka: Rozvoj ICT služeb na MČ Praha 20 Druh veřejné Více Veřejná zakázka nemá alternativy.
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky KPÚ Nedachlebice a Strání Plánovaný cíl veřejné zakázky Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav (dále Více Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.
Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.2/4132 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název zakázky: Zavedení Více VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK KE ZJEDNODUŠENÉMU PODLIMITNÍMU ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Č. 137/2006 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH Více Rekonstrukce 2. NP budovy radnice
VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem Více CZ-Havířov: Stavební práce na výstavbě kanalizace 2010/S 174-265693 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Stavební práce
1/6 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:265693-2010:text:cs:html CZ-Havířov: Stavební práce na výstavbě kanalizace 2010/S 174-265693 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Stavební Více Obec Bítovčice, splašková kanalizace + ČOV
VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6, 12 a 18 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., zadávanou v souladu Operačního programu Životní prostředí fondu soudržnosti EU. Obec Více Odůvodnění veřejné zakázky
Odůvodnění veřejné zakázky (podle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška") Název veřejné zakázky: Obec Měděnec, Více SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Město Týnec nad Labem Sídlem: Týnec nad Labem, Více ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Stručný popis zakázky Předmětem zakázky malého rozsahu je VÝSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ V OBCI LUŽICE Veškeré informace a podrobnosti Více ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název zakázky: Realizace energetických úspor na vybraných objektech v majetku statutárního města Opava metodou EPC, ČÁST DRUHÁ Zadavatel: Statutární město Opava Horní Více Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci
Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Kavřík / 544 528 640 Brno, 10.7.2008 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením MVR-1080033 Zlepšení energetické Více PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě - posouzení investičního záměru - kontrola projektových podkladů
PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě Posouzení vhodnosti z hlediska existence břemen, stávajících sítí, ochranných pásem, možností napojení na infrastrukturu, místních Více VÝZVA. k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu
Město Králíky Velké náměstí 5 561 69 KRÁLÍKY WWW.KRALIKY.EU Odbor výstavby a technické správy Vyřizuje: Jan Čuma Telefon: +420465670751 E-mail: j.cuma@kraliky.eu Počet listů dokumentů: 3 Počet listů příloh: Více Rekonstrukce elektroinstalace včetně EZS v budově A1 a A2 v 1.PP a vybavení nové rozvodny v budově C, MF, Letenská 15, Praha 1
ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO, DIČ: 00006947, CZ00006947 Telefon: 257043446 Fax: 257042609 V Praze dne 16. 12. 2011 Č. j.: 232/107314/2011 Věc: Více zadávací dokumentace a výzva
Zadavatel veřejné zakázky: Město Železný Brod náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod IČ: 00262633 Statutární zástupce : André Jakubička, starosta Název veřejné zakázky: Terminál Železný Brod - 1. etapa Více OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV
OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken, Více Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek
Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: michaela.machlakova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Zadávací dokumentace Více Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Název akce: Zpracování projektové dokumentace " Rekonstrukce objektu, dvorní přístavba a půdní vestavba Identifikační údaje zadavatele: Více Výzva k podání nabídek
Výzva k podání nabídek 10/2014 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Více VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Číměř Sídlo: Číměř 12, 378 32 Číměř Zastoupena: panem Petrem Šachlem starostou obce IČ: 00246450 Zadavatel Vás VYZÝVÁ k podání nabídky na veřejnou zakázku malého Více S M L O U V A O D Í L O č.../2009
S M L O U V A O D Í L O č.../2009 uzavřená podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění mezi : I. Smluvní strany 1.1 Objednatel:...... Bankovní spojení:...... Číslo účtu:...... Více KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Jednací řízení s uveřejněním. Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu. v.1.
KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Jednací řízení s uveřejněním Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu v.1.7 Textová část kvalifikační dokumentace zadávací řízení dle zákona Více Město NYMBURK Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk
ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění k veřejné zakázce (dále také jako VZ ) s názvem: STAVEBNÍ ÚPRAVY NEMOCNICE Více Článek 1 Identifikační údaje zadavatele 258 16 977 CZ 258 16 977. Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky
Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o. 700 30 Ostrava-Zábřeh, A. Brože 2/3124 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění Více ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
ZADAVATEL: Královéhradecký kraj Sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Jednající: Bc. Lubomír Franc, hejtman IČ: 70889546 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Krajská digitální spisovna a Krajské digitální Více Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4.
Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ). 2. Více ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Město Litvínov Sídlo: Litvínov, Náměstí Míru Více Opatření děkana č. 33/2009
Opatření děkana č. 33/2009 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2009 Název: Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK Účinnost: 1.1.2010 V Praze dne 30.11. 2009 Více Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )
Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Více Odůvodnění veřejné zakázky
Odůvodnění veřejné zakázky ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze Sídlem: Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestor IČO: 60460709 Profil zadavatele: https://zakazky.czu.cz Více Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365
1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278365-2010:text:cs:html CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY Dodávky ODDÍL I: Více 1. Identifikační údaje zadavatele
Slezská diakonie 73701 Český Těšín, Na Nivách 259/7 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení pod označením TDI a Koordinátor BOZP pro projekt Diakonické a vzdělávací centrum Vážení, v souladu Více ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Nám. Př. Otakara 770/4, 78401 Litovel
ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název zadavatele: Sídlo: Statutární zástupce: Tělovýchovná jednota TATRAN LITOVEL Nám. Př. Otakara 770/4, 78401 Litovel Jiří Krejčí, člen Rady předsedů TJ Tatran IČ: 14615371 Více Svazek obcí mikroregionu Táborsko Kosova 2894, 390 02 Tábor
Svazek obcí mikroregionu Táborsko Kosova 2894, 390 02 Tábor ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na plnění veřejné zakázky malého rozsahu dle 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Více Zateplení ZŠ Chvalšiny
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení ( 38) podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na podlimitní zakázku na dodávku a v souladu se Závaznými Více Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )
Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 24.3.20009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Více ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČ: 01312774 DIČ: CZ 01312774 Česká Více ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výzkumně vzdělávací areál PdF UP Technický dozor investora a koordinátor BOZP
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na služby zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách), Více Další údaje zadávací dokumentace
Příloha č. 1 Další údaje zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Nákup zařízení pro obor Truhlář a Elektrikář Název programů: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektů: Budoucnost Více Návrh VYHLÁŠKA. ze dne... 2012, kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce
Návrh VYHLÁŠKA ze dne... 2012, kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 159 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Více ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Ústřední inspektorát Gorazdova 24, 120 00 Praha 2
ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Ústřední inspektorát Gorazdova 24, 120 00 Praha 2 Výzva k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a zadávací dokumentace pro Více VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. "Revitalizace centra obce Střítež"
VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro ostatní zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu CZ.1.10/4.1.00/03.00600 "Revitalizace centra obce Střítež" Výzva k podání cenových nabídek byla zpracována Více Zadávací dokumentace
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zakázka malého rozsahu na výběr zhotovitele stavebního díla: KANALIZACE A ČOV ŽDÍREC U POHLEDU II. ETAPA - 1 - Obsah zadávací dokumentace (dále jen ZD) 1. Identifikace zadavatele 2. Více Výzva k podání nabídek. veřejné zakázky malého rozsahu. (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem
1 Výzva k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem Zajištění technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora Více ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku na zajištění projektových služeb na akci: LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD DOBROVOLNÉHO SVAZKU LIGARY - autorský dozor Tato zadávací dokumentace Více Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz
Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo Více Ing. Miloslav Pileček 3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE 151 ZÁKONA. Jihočeský kraj. Mgr. Jiří Zimola
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA DODÁVKY ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ Více ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zadavatel veřejné zakázky: Osoba pověřená výkonem zadavatelské činnosti: Název veřejné zakázky: Povodí Odry, státní podnik Varenská 49, 701 26 Ostrava IČ: 708 90 021 RECTECZ, sro Matiční 730/3, 702 00 Více ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní Více Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky:
Výzva k podání nabídky v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého Více Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je prosinec 2015.
Odůvodněěníí veeřřeejjnéé zzakázzky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Realizací předmětu plnění veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele spočívajících v zajištění Více ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu. Mateřská školka 4. třída Veltrusy
Mateřská školka 4. třída Veltrusy zadavatel : Město Veltrusy Palackého 9 277 46 Veltrusy IČ 00237272 zastoupené starostou Bronislavem Havlínem místostarostou Tomášem Čapkem Oznámení zadávacího řízení je Více Financování podnikových činností
Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší Více Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu.
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné Více Město Lysá nad Labem Kancelář úřadu Projektový manažer
Město Lysá nad Labem Kancelář úřadu Projektový manažer Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 325 510 239 325 552 066; e mail : vlastova@mestolysa.cz V Ý Z V A k předložení cenové nabídky k VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Více Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce ČR krajskou pobočku v Liberci III.
Odůvodnění veřejné zakázky dle ustanovení 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce ČR krajskou pobočku v Liberci Více Zadavatel. LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 6. Ing. Pavel Žák, předseda správní rady. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi
Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce zadané dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpl a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Více Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.9/2012/mrfp Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 1. Základní údaje o zadavateli: Městský rozvojový Více Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )
Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení Více VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DODAVATELE STAVBY
01. 10. 2008 1 (celkem 5) VŘ-K23-21952/0 Číslo: 2 1 9 5 2 Datum: 15.10.2009 Stavba / zakázka: Inženýrské sítě pro výstavbu RD Objekt: VODOVOD, DEŠŤOVÁ KANALIZACE, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, NN, SADOVÉ ÚPRAVY VÝBĚROVÉ Více Zadávací dokumentace stavby. STAVBA: Revitalizace obvodových stěn vstupního podlaží panelového domu Famfulíkova 1131 1139
Zadávací dokumentace stavby STAVBA: Revitalizace obvodových stěn vstupního podlaží panelového domu Famfulíkova 1131 1139 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky Název zakázky: Revitalizace obvodových Více Zakázka malého rozsahu
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY zadávaná podle metodiky OPŽP Zakázka malého rozsahu k veřejné zakázce na dodávky k projektu Nakládání s tříděnými odpady v obcích MAS Moravská brána - technika Obsah a). Identifikační Více Název veřejné zakázky: Revitalizace historického centra obce Kostomlaty pod Milešovkou část 1.a
ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle vyhlášky č. 232/2012 Sb. o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky Zadávací řízení: Otevřené řízení podle 27 zákona Více Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle Více VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Výstavba vodovodu Šlikova Ves
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka Oznámení o zahájení výběrového řízení: Tato veřejná zakázka je zadávána jako podlimitní veřejná zakázka ve smyslu ustanovení 12 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o Více Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov
ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel: Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Sídlo: Nádražní 869/55, 702 00 Ostrava Zastoupený: Ing. Aleš Uvíra, pověřený Více 2017 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář

References: zákona č. 137
 zákona č. 137
 zákona č.137
 zákona č. 89
 zákona č. 89
 zákona č. 137
 zákona č. 137
 zákona č. 137
 ZÁKONA Č. 137
 zákona č. 137
 zákona č. 137
 zákona č. 137
 zákona č. 137
 zákona č. 137
 zákona č. 137
 zákona č. 137
 zákona č. 137
 zákona č. 137
 zákona č. 137
 zákona č. 137
 zákona č. 137
 zákona č. 137
 ZÁKONA Č. 137
 ZÁKONA Č. 137
 ZÁKONA Č. 137
 zákona č. 137
 zákona č. 137
 zákona č. 137
 zákona č. 137