Source: http://docplayer.it/9046324-A-aggiornamento-reporting-monit.html
Timestamp: 2018-09-23 13:43:49+00:00

Document:
(A) AGGIORNAMENTO REPORTING MONIT - PDF
Download "(A) AGGIORNAMENTO REPORTING MONIT"
Faustino Brunetti
3 (A) AGGIORNAMENTO REPORTING MONIT Il sistema di monitoraggio in dotazione al MIUR (AdG del Programma) è basato su sistemi già collaudati, completamente autonomi, e in grado di fornire un monitoraggio e un controllo completo dell evoluzione dei singoli progetti. Analogamente il MiSE (OI del Programma) dispone di un sistema di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario efficace ed efficiente, ampliamente utilizzato e collaudato nella precedente programmazione comunitaria e connesso all archivio informatizzato delle Leggi 488/92 e 46/82 (SINIT). Per il monitoraggio degli interventi, in attesa della piena operatività del sistema SGP Sistema di Gestione Progetti, l OI si avvale sia del collaudato sistema di monitoraggio interno al MiSE sia di specifiche banche dati attualmente gestite da soggetti terzi titolari dell attuazione di alcune azioni del Programma. Tali sistemi, tuttavia, richiedono ancora una rivisitazione, al fine di garantire una maggiore armonizzazione delle informazioni e l adeguamento allo standard informativo del Protocollo Unico di Colloquio del Monitoraggio Unitario dei Progetti 2007/2013. Lo schema atteso per il sistema di monitoraggio prevede di: - avvalersi delle esperienze pregresse per ottimizzare le procedure informative già in uso presso l Adg e l OI; - normalizzare e, in qualche caso, incrementare le informazioni presenti; - gestire a livello centralizzato il complesso dei dati di programma nella piattaforma SGP - Sistema di Gestione Progetti in uso al SINIT. Il processo di adeguamento delle procedure e dei sistemi informativi alle nuove esigenze tecniche e al nuovo corredo informativo è in fase di completamento. Pur essendo l AdG in possesso di tutti i dati e di tutte le informazioni necessarie ad attivare il processo di monitoraggio informatico sulla piattaforma Monitweb, sono ancora in corso le procedure di attivazione necessarie alla trasmissione informatica dei dati per singola operazione. Al fine di fornire comunque un aggiornamento, si allega un prospetto riassuntivo delle informazioni riguardanti lo stato di avanzamento dei progetti al 28/02/ estratti dai sistemi di monitoraggio e dalle banche dati utilizzate dalla AdG e dall OI. 3
4 PROGRAMMA: Programma Operativo nazionale Ricerca e Competitività Allegato 1 Dati al 28 febbraio PROCEDURE DI ATTIV PROCEDURE DI AGGIUDIC PROGETTI FINANZIATI ASSE TOTALI di cui CONCLUSE TOTALI di cui CONCLUSE N IMPORTO N IMPORTO N IMPORTO N IMPORTO N COSTO APPROVATO IMPEGNI PAGAMENTI Asse 1 -Sostegno ai mutamenti strutturali , , , , , , ,51 Asse 2 - Sostegno all'innovazione , , , , , , ,00 Asse 3 - Assistenza tecnica ed attività di accompagnamento , , , , , ,00-4
5 (B) ESAME DEL CRONOPROGRAMMA AGGIORNATO AI FINI DELLA TEMPESTIVITÀ DELL'ATTU ASSE INTERVENTO Fino a Dicembre 2008 Gennaio Marzo Aprile- - Giugno Luglio - Ottobre -Dicembre Asse I Aree scientifico tecnologiche generatrici di processi di trasformazion e del sistema produttivo e creatrici di nuovi settori Aree tecnologiche produttive per la competitività del sistema Azione I - Aree scientifico tecnologiche di valenza strategica Azione II - Interventi di sostegno della ricerca industriale Azione I - Progetti di Innovazione Industriale e Interventi collegati Grandi Progetti Strategici - DD 449/2006 attivare tramite Art. 12 DM 593/2000 a valle della stipula degli APQ MIUR-MiSE- PII Mobilità Sostenibile PII Efficienza Energetica PII Nuove Tecnologie della Vita PII Nuove Tecnologie per il Made in Italy Attività volte alla predisposizione del decreto di adeguamento della percentuale di impegno nei limiti consentiti dalle vigenti normative comunitarie in termini di aiuti di Stato alla Ricerca e Sviluppo Interlocuzioni con le e incontro 9 dicembre MIUR-MiSE- per la condivisione degli indirizzi programmatici degli APQ Per i PII Mobilità Sostenibile ed Efficienza Energetica sono scaduti i termini per la presentazione dei progetti il 15 settembre Per il PII Made in Italy sono scaduti i termini per la presentazione dei progetti di massima il 2 dicembre 2008 Registrazione presso la Corte dei Conti del Decreto Direttoriale N 1456 del 18/12/2008. Per il PII Mobilità sostenibile è stata pubblicata il 23 gennaio la graduatoria dei progetti ammissibili. Per il PII Efficienza energetica è in corso di la graduatoria emanata con decreto del 26 gennaio. Per entrambe le graduatorie sono in corso le verifiche riguardanti i progetti da cofinanziare sul PON R&C Attività volte alla predisposizione dei decreti definitivi Stipula Protocollo d Intesa MIUR- Stipula APQ MIUR- MiSE- Per i PII Mobilità Sostenibile ed Efficienza Energetica si stima un impegno delle risorse ad Aprile Attività volte alla predisposizione dei decreti definitivi dell Avviso Pubblico nazionale per la presentazione di progettuali Erogazione anticipazione per circa il 30% dei progetti ammessi al cofinanziamento Conclusione procedura di selezione delle pervenute Per i PII Mobilità Sostenibile, Efficienza Energetica e Made in Italy si stima una prima erogazione per la fine del 5
6 INTERVENTO Fino a Dicembre 2008 Gennaio Marzo Aprile Giugno Luglio Ottobre Dicembre Aree tecnologiche produttive per la competitività del sistema Azione I Progetti di Innovazione Industriale e Interventi collegati PII Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali e Turistiche Per PII Nuove tecnologie della vita e Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali, sono stati definiti i contenuti progettuali per il primo e approvato il Piano di Progetto per il secondo sulla base del quale sarà presentato il Bando. Per il PII Made in Italy la fase di pre-istruttoria dovrebbe concludersi nel primo trimestre Per il PII Made in Italy si stima un impegno delle risorse a settembre Aree tecnologiche produttive per la competitività del sistema Azione II- Progetti di innovazione per la valorizzazione delle specifiche potenzialità delle aree Convergenza Costituito un Gruppo di lavoro composto da esperti di settore ed avviata un analisi fattuale in relazione alle caratteristiche strutturali ed alle opportunità scientifico-tecnologiche delle aree coinvolte Predisposta la versione finale del documento di analisi fattuale contenente indicazioni relative a temi e interventi prioritari per le regioni Convergenza Attivazione delle misure/strumenti previsti dall analisi fattuale Asse I Reti per il rafforzamento del potenziale scientifico tecnologico delle della Convergenza Azione I Distretti di alta tecnologia e relative reti Art. 13 D.M. 593/2000 Art. 12 D.M. 593/2000 Bando DD 3300 del 22/12/2005 attivare tramite art. 12/13 DM 593/2000 a seguito della stipula degli APQ MIUR-MiSE- Stipula contratti ed erogazione ( Anticipo e Sal)per circa il 50% dei progetti ammessi al cofinanziamento Invio alla Corte dei Conti Italiana per la registrazione del decreto di ammissione n.1172/ric del 7/11/08 Interlocuzioni con le e incontro 9 dicembre MIUR-MiSE- per la condivisione degli indirizzi programmatici degli APQ Registrazione decreto di ammissione n. 1172/Ric del 7/11/09 ( 10/02/08) Avvio interventi Stipula Protocollo d Intesa MIUR- Stipula APQ MIUR- MiSE- Avviso Pubblico nazionale per la presentazione di progettuali (ex art. 12 /13 DM 593/2000) Erogazione per i restanti progetti ammessi al cofinanziamento Erogazione anticipo per circa il 30% dei progetti ammessi al cofinanziamenti Selezione delle pervenute. Per gli interventi attivati ai sensi art.13 si stima erogazione primo anticipo 6
7 Asse I Reti per il rafforzamento del potenziale scientifico tecnologico delle della Convergenza Azione II - Laboratori pubblico privati e relative reti INTERVENTO Fino a Dicembre 2008 Gennaio -Marzo Art. 12 D.M. 593/ Bando Laboratori Pubblico-Privati - DD n 602 / Ric del 14/03/2005 attivare tramite artt. 12 / 13 DM 593/2000, a seguito della stipula degli APQ MIUR-MiSE- Stipula contratti ed erogazione (anticipo e Sal) per circa il 70% dei progetti ammessi al cofinanziamento Interlocuzioni con le e incontro 9 dicembre MIUR-MiSE- per la condivisione degli indirizzi programmatici degli APQ Aprile - Giugno Stipula Protocollo d Intesa MIUR- Stipula APQ MIUR- MiSE- Luglio - Avviso Pubblico nazionale per la presentazione di progettuali (ex art. 12 /13 DM 593/2000) Ottobre -Dicembre Erogazione per i restanti progetti ammessi al cofinanziamento Selezione delle. Per gli interventi attivati ai sensi art.13 si stima erogazione primo anticipo Asse I Potenziament o delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche Azione I - Rafforzamento strutturale attivare a seguito della stipula degli APQ MIUR-MiSE- Interlocuzioni con le e incontro 9 dicembre MIUR-MiSE- per la condivisione degli indirizzi programmatici degli APQ Stipula Protocollo d Intesa MIUR- Stipula APQ MIUR- MiSE- Avviso Pubblico nazionale per la presentazione di progettuali (ex art. 12 /13 DM 593/2000) Selezione delle. Per gli interventi attivati ai sensi art.13 si stima erogazione primo anticipo 7
8 Asse I Cooperazione interregionale tra gli attori del settore scientifico e produttivo Azione I - Cooperazione interregionale tra gli attori del settore scientifico e produttivo INTERVENTO Fino a Dicembre 2008 Gennaio -Marzo Aprile - Giugno Avvio lavori istruttori per la definizione delle azioni da promuovere in raccordo con gli altri organi di cooperazione esistenti ovvero per l avvio di partenariati bilaterali tra organismi di ricerca o tra regioni Luglio - Ottobre -Dicembre Asse II Rafforzamento del sistema produttivo Azione I- Interventi finalizzati al riposizionamento competitivo del sistema produttivo Legge 181/89 (reindustrializzazi one aree industriali in crisi) PIA Innovazione e Networking Contratto di localizzazione Contratto di programma D. Lgs. 185/00 Titolo I - Avviamento di nuove imprese e Titolo II Microimpresa Avviati i primi contatti con Invitalia (soggetto gestore degli interventi) per regolamentare i rapporti finalizzati alla definizione di un Programma di attività specifiche sul PON R&C Avviate le attività finalizzate all individuazione di iniziative cofinanziabili che siano coerenti con la strategia e gli obiettivi del PON R&C. Individuato un primo parco progetti con impegni e spese sostenute (cfr.tavola stato di attuazione) Approvazione di un Programma di attività specifiche sul PON R&C che sia volto a finanziare nuove iniziative 8
9 Asse II Rafforzamento del sistema produttivo Azione I- Interventi finalizzati al riposizionamento competitivo del sistema produttivo INTERVENTO Fino a Dicembre 2008 Gennaio -Marzo Legge 46/82 Approvazione il 16 gennaio del programma di attività che prevede tra l altro la predisposizione di uno sportello 46-REACH e un bando 46-Start up per complessive risorse aggiuntive stanziate sul PON pari a 60 Meuro Decreto di apertura dello sportello 46-REACH Avvio di attività finalizzate alla predisposizione di un fondo pubblico per la concessione di prestiti per attività di R&S a servizio di azioni dell asse I e II Aprile - Giugno Apertura dello sportello REACH ed attività promozionali sul territorio Predisposizione del bando 46-Start up e relative attività promozionali sul territorio Costituzione del fondo pubblico per la concessione di prestiti per attività di R&S Luglio - Apertura dello sportello REACH ed attività promozionali sul territorio Apertura del bando 46-Start up e relative attività promozionali sul territorio Versamento delle risorse al fondo prestiti Ottobre -Dicembre Stima di un primo impegno per lo sportello REACH Progetto Internazionalizzaz ione (MSE DGPIPS exmincomes) Presentazione del progetto di internazionalizzazione alle Confronto con le Attuazione del progetto di internazionalizzazi one Assunzione dei primi impegni Miglioramento del mercato dei capitali Azione I- Capitalizzazione delle PMI e accesso al credito (Capitale di rischio e Fondo di Garanzia) Costituzione di un Fondo di capitale di rischio Costituzione/ ampliamento di Fondi di Garanzia Versamento di capitale ai Fondi 9
10 INTERVENTO Fino a Dicembre 2008 Gennaio Marzo Aprile Giugno Luglio Ottobre Dicembre Asse II Azioni integrate per lo sviluppo sostenibile e la diffusione della società dell informazio ne Azione I Azioni integrate di ricerca e competitività per lo sviluppo sostenibile Azione II Azioni integrate di ricerca e competitività per la società dell informazione attivare a seguito della stipula di APQ Primi contatti con le Amministrazioni coinvolte Attività di concertazione finalizzata alla definizione dei contenuti delle linee di intervento degli APQ condivisione con le Amministrazioni regionali e con i Ministeri competenti ratione materiae degli indirizzi programmatici degli APQ Stipula APQ Attività propedeutiche all emanazione di Avviso pubblico per l attivazione delle iniziative Attivazione degli interventi Asse III Rafforzamento dell efficienza, dell efficacia e della qualità degli interventi, nonché delle connesse attività di monitoraggio, valutazione e controllo Assistenza Tecnica, gestione e controllo Valutazione Assegnazione delle attività di assistenza tecnica MIUR: Gara per l affidamento del servizio di Assistenza tecnica al MIUR Ministero Istruzione Università e Ricerca nell attuazione e gestione del PON Ricerca e Competitività pubblicata sulla GUCE in data 4 giugno 2008 MSE: Decreto di assegnazione delle attività di assistenza tecnica all IPI MIUR: Aggiudicazione gara MiSE: Avvio attività di assistenza tecnica Convocazione del Gruppo di coordinamento e di pilotaggio della valutazione per l individuazione dei temi della valutazione ed esplicitazione dei fabbisogni conoscitivi a supporto della definizione delle domande di valutazione del Programma MIUR: Contrattualizzazion e erogazione I anticipo Definizione degli specifici temi e delle domande di valutazione Definizione del capitolato e/o mandato di valutazione e relativa selezione dei valutatori in coerenza con i temi di valutazione individuati MIUR:Erogazion e I SAL MSE: erogazione 1 anticipo Assunzione dei primi mpegni di spesa 10
11 Asse III Rafforzamento della capacità strategica e di comunicazione del PON Informazione e pubblicità INTERVENTO Attività di comunicazione Fino a Dicembre 2008 approvazione (Commissione UE) del Piano di Comunicazione e avvio delle attività (evento lancio) Gennaio -Marzo Attività volte alla predisposizione del bando per le attività comuni del Programma Realizzazione di attività specifiche di comunicazione Aprile - Giugno bando per attuazione piano della comunicazione di programma Realizzazione di attività specifiche di comunicazione Luglio - Selezione delle progettuali Realizzazione di attività specifiche di comunicazione Ottobre -Dicembre Aggiudicazione gara e relativa contrattualizzazi one. Erogazione I anticipo Realizzazione di attività specifiche di comunicazione Integrazioni programmatic he per il perseguiment o di effetti di sistema Integrazioni programmatic he per il perseguiment o di effetti di sistema Integrazioni tra azioni nazionali e azioni regionali Iniziative di osmosi nord/sud Attività di service e progetti congiunti Servizi per la valorizzazione della proprietà industriale attivare a seguito della stipula degli APQ MIUR-MiSE- Interlocuzioni con le e incontro 9 dicembre MIUR-MiSE- per la condivisione degli indirizzi programmatici degli APQ Stipula Protocollo d Intesa MIUR- Stipula APQ MIUR-MiSE- Interlocuzioni con le regioni per rafforzamento capacità amministrativa Attività propedeutiche all emanazione di un Avviso pubblico per l attivazione delle iniziative Interlocuzioni con le regioni per la rilevazione dei fabbisogni territoriali Interlocuzioni con le regioni per la rilevazione dei fabbisogni territoriali dell Avviso Pubblico nazionale per la presentazione di progettuali Selezione delle pervenute 11

References: Art. 12
 Art. 13
 Art. 12
 art. 12
 art. 12
 art.13
 Art. 12
 art. 12
 art.13
 art. 12
 art.13