Source: http://docplayer.cz/345039-Postup-projektovych-a-inzenyrskych-praci-od-zameru-investora-na-konkretni-vodohospodarskou-stavbu-az-po-jeji-realizaci-a-uvedeni-do-provozu.html
Timestamp: 2016-10-22 20:20:44+00:00

Document:
⭐POSTUP PROJEKTOVÝCH A INŽENÝRSKÝCH PRACÍ. Od záměru investora na konkrétní vodohospodářskou stavbu, až po její realizaci a uvedení do provozu.
Download "POSTUP PROJEKTOVÝCH A INŽENÝRSKÝCH PRACÍ. Od záměru investora na konkrétní vodohospodářskou stavbu, až po její realizaci a uvedení do provozu."
1 POSTUP PROJEKTOVÝCH A INŽENÝRSKÝCH PRACÍ Od záměru investora na konkrétní vodohospodářskou stavbu, až po její realizaci a uvedení do provozu. 1) Oslovení projektové firmy, která by měla zajistit veškerou projektovou dokumentaci včetně doporučení na zajištění dalších potřebných činností pro projekt, jako geodetické zaměření lokality stavby, geologický průzkum a pod. Zde se doporučuje, aby si investor ověřil před oslovením výsledky firmy - realizace staveb a pod. Pokud mu bude oslovená firma vyhovovat přistoupí se k uzavření smluvních vztahů. Dle platných zákonů se výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace vypisuje tehdy, pokud odměna za práci přesahuje 2 mil. Kč bez DPH! 2) Oslovení inženýrské firmy, která by měla zajistit veškerou inženýrskou činnost v průběhu přípravy, zajištění finančních prostředků, realizaci a uvedení stavby do provozu. Zde se doporučuje, aby oslovená firma měla dobrý vztah s formou projektovou, neboť na jejich spolupráci bude záviset hladký průběh prací. Pokud mu bude oslovená firma vyhovovat přistoupí se k uzavření smluvních vztahů. Dle platných zákonů se výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace vypisuje tehdy, pokud odměna za práci přesahuje 2 mil. Kč bez DPH! 3) Vstupní schůzka investor - projektant - inženýrská činnost, kde bude stanoven rozsah stavby, základní postup a pod. 4) Zjištění, zda je představa investora v souladu s plány rozvoje vodovodů a kanalizací příslušného kraje nebo územního celku ( tak zvaný elaborát PRVKUK ). Tento soulad je důležitý při přiznání dotací z různých fondů ( EU, MZČR, MŽPČR a pod. ) Změna je možná, avšak je třeba počítat se zdržením prací. Změnu je třeba projednat s příslušným orgánem státní správy, v tomto případě s odborem ŽP příslušného Krajského Úřadu. 5) Vzhledem k rozsahu nebo komplikovanosti stavby, ale i vzhledem k jinému řešení než určuje plán rozvoje ( PRVKUK ), se doporučuje zpracování jednoduché studie stavby, kde se zakotví koncepce stavby, její investiční náročnost, vyspecifikuje se problematika, určí se rozsah geodetického zaměření a pod. Tato studie bude předběžně projednána s těmi orgány státní správy, kde by se daly očekávat problémy. Studii schválí místní zastupitelstvo investora. Pokud se jedná o větší stavbu, doporučuje se v rámci studie zpracovat informační prospekt budoucí stavby, který umožní investorovi lepší jednání s orgány státní zprávy a pod. Studii se doporučuje provést do mapového podkladu "ORTOFOTO" - letecký snímek zájmového území, což umožní prezentaci návrhu stavby občanům prostřednictvím projekce. Toto je ověřený způsob, jak předvést srozumitelně návrh stavby. Kladný ohlas občanů je důležitou podporou investora - starosta + zastupitelstvo. 6) Geodetické zaměření celé lokality stavby - tak zvané účelové mapy v měř. 1:500, se všemi podrobnostmi, nadzemními vedeními, podzemními sítěmi a pod. Mapy budou doplněny příslušným mapovým podkladem katastru. Tento elaborát bude předán jednak v digitální formě, ale i ve formě listinné. Zde se doporučuje dát na doporučení projektanta, který má geodetickou firmu vybránu a se kterou spolupracuje. 12 7) Zahájení projektových prací s názvem "DUR" - Dokumentace Územního Rozhodnutí, a to v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb. - příloha č.4 - Obsah a rozsah dokumentace přikládané k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení ( DUR). Členění dokumentace : A - Úvodní údaje B - Průvodní zpráva C - Souhrnná technická zpráva D - Výkresová dokumentace E - Dokladová část Základní počet souprav projektu : 6 Po dohodě s inženýrskou firmou, která bude tuto činnost zajišťovat, se může dohodnou vyšší počet souprav, nebo alespoň vyšší počet základních situací stavby, které bude nutné rozeslat dotčeným orgánům státní správy. Poznámka : Zde se doporučuje, aby vzhledem k jistotě, že navržená stavba bude kladně projednána se všemi dotčenými vlastníky pozemků, byla zpracována nejprve tak zvaná předběžná dokumentace DUR, jejíž přílohy tvoří pouze katastrální mapa se zákresem stavby a s označením a výpisem dotčených parcel. V případě kladného projednání se teprve potom přikročí k definitivní projekci DUR. V opačném případě se stavba opravuje vzhledem k pozemkům tak dlouho, až investor získá 100% souhlas všech dotčených vlastníků navrhovanou stavbou. Tento postup vylučuje nepříjemnou situaci, kdy i v případě jediného nesouhlasu vlastníka je celý projekt DUR neplatný. Současně se řeší i výkup pozemků pro nadzemní objekty ( ČOV, ČS, ÚV a pod. ) a to tak, aby byly tyto pozemky řádně zajištěny pro případný budoucí, nebo okamžitý odkup. Zde je třeba poznamenat, že je smutné, že prakticky vůbec nejde o úroveň technického řešení stavby, kvality projektu a pod., ale pouze o vlastnické vztahy. Pokud tyto nejsou v pořádku, přesto že stavba je technicky zajímá, potřebná a pod., nebude státní správou schválena. Jde o první krok k tomu, že stát umožňuje méně schopným projektantům realizovat stavby, které nemají patřičnou úroveň, ale mají souhlasy vlastníků pozemků. Vtipnost technického řešení, nové technologie, postupy, architektura navrhovaných objektů a pod. - vše jde stranou. 8) Projednání projektu s dotčenými orgány státní správy a s vlastníky pozemků dotčených výstavbou na základě předběžného elaborátu DUR. 9) Podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby dle platných předpisů k příslušnému stavebnímu úřadu oblasti. Přílohou této žádosti je kompletní projekt DUR a originály nebo kopie všech předběžných smluv s kladným stanoviskem od vlastníků pozemků dotčených výstavbou. Upozornění : Zde si je třeba uvědomit, že stavební úřad má přímý přístup přes internet na katastr a může - většinou provede, kompletní kontrolu vypsaných parcelních čísel a identifikaci vlastníků pozemků. 10) Vydání rozhodnutí o umístění stavby. Nabytí právní moci. Toto rozhodnutí je nejdůležitějším dokladem pro pokračování projektových prací na dalším stupni projektové dokumentace. Takto schválený projekt DUR však neslouží k přiznání finančních dotací, ale je možné dle něj zahájit ekonomické rozvahy vzhledem k předpokládané výši dotace a pod. Na základě těchto rozvah se investor předběžně dozví výši svého podílu z investičních nákladů stavby a může posoudit, zdali stavbu ufinancuje. Doporučuje se nechat si udělat finanční audit, který prokáže, zdali investor na výši vlastního podílu v předpokládané časové ose má. Jde o důležité zjištění zvláště tam, kde do stavby vstupuje více subjektů - více obcí, které tvoří sdružení, svazek a pod. za účelem snadnější realizace stavby. 23 11) Zahájení činností k zajištění finančních prostředků na stavbu - rozhodnutí z jakých fondů budou prostředky zajištěny, výše finanční účasti investora, vyhledání organizace která bude tuto činnost zajišťovat a pod. Tato činnost probíhá prakticky po celou dobu projektové přípravy stavby. 12) Zahájení projektových prací s názvem "DSP" - Dokumentace Stavebního Povolení v souladu s vyhláškou č.499/2006 Sb. O dokumentaci staveb - příloha č. 1 - Rozsah a obsah projektové dokumentace pro stavební - v případě vodohospodářských staveb o vydání tak zvaného Vodoprávního povolení stavby. Projektová dokumentace musí obsahovat tyto části : A - Průvodní zpráva B - Souhrnná technická zpráva C - Situace stavby D - Dokladová část E - Zásady organizace výstavby F - Dokumentace objektů V průběhu projektových prací se investorovi doporučuje, aby pověřil inženýrskou organizaci sledováním státem vypisovaných dotačních titulů, jejich ekonomických kriterií a termínů tak, aby mohla být zpracovávaná projektová dokumentace operativně těmto skutečnostem pokud možno přizpůsobena. Zde se doporučuje nechat zpracovat k tomuto projektu odborný posudek renomovanou osobou v oboru, který může projekt podpořit, což může mít kladný vliv při dotačním řízení. 13) Projednání projektu s dotčenými orgány státní správy. Nové prověření vlastnických vztahů a jejich platnost - dědická řízení a pod. 14) Podání žádosti o vydání stavebního nebo vodoprávního povolení stavby u příslušného stavebního úřadu, avšak v případě vodohospodářské stavby u odboru ŽP příslušného okresního úřadu pro danou oblast. Zde je třeba si opět uvědomit, že tento schvalující orgán opět dbá pouze na administrativní správnost projektu ( vlastnické vztahy, kladná vyjádření a pod. ) a prakticky vůbec ne na technické řešení. Stává se, že prochází nekoncepční, amatérské projekty jenom proto, že mají administrativně vše v pořádku. Uvědomte si, že schvalující orgán má pravomoc rozhodnou i v případě nesouhlasných a neopodstatněných stanovisek, které v mnoha případech jdou i proti investorovi, ale i proti občanům, ale nikdy tak neučiní. Vzájemné vazby úřednické mašinérie jsou tak pevné, že takový úkon je prakticky vyloučen. Projektant, investor jsou zcela bezmocní. Na této úrovni opět dochází k velmi důsledné kontrole vlastnických vztahů vzhledem ke katastru. 15) Vydání stavebního nebo vodoprávního povolení stavby. Nabytí právní moci. 16) Projektová dokumentace DSP včetně vydaného stavebního nebo vodoprávního povolení je nejdůležitějším dokladem pro oficiální podání žádostí o přiznání finančních dotací z různých fondů včetně fondů EU. V této fázi je může být kladný odborný posudek na předkládaný projekt velmi důležitý. 17) Podání žádosti o přiznání finančních dotací. Součástí těchto žádostí jsou základní parametry stavby, které musí být dodrženy ( délky potrubí s přesností na 1m!, limity vyčištěných odpadních vod u ČOV a pod. ). Nepodceňovat. Budoucí nesplnění může vést k navrácení přiznaných dotací. Upozorňuji na to proto, že jsou tendence během projekčních 34 prací vystavovat projektanta tlakům, které směřují k návrhu větších kapacit a pod., které potom nebudou splněny. 18) Vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby dle příslušných předpisů. Zde je důležité vzhledem k udržení kvality stavby požadovat po budoucím zhotoviteli v rámci své dodávky mimo jiné i toto :. zajištění realizačních projektů u stejného projektanta. zajištění geodetického zaměření realizované stavby - příloha kolaudační dokumentace. zajištění provozního řádu a u kanalizace kanalizačního a provozního řádu.. vypracování harmonogramu postupu prací a požadavky na financování. sdělení výše finanční částky, která nemusí mít okamžité krytí od investora. trvání na v projektu doporučených subdodavatelích - týká se především technologických dodávek, které jsou v projektu navrženy a jsou zárukou správné funkce stavby a záručního a pozáručního servisu ( především u ÚV a ČOV ) - zde je však třeba poznamenat, že zákonný nárok na toto není 19) Smluvní vztahy mezi investorem a zhotovitelem, mezi projektantem ( autorský dozor ) a investorskou firmou ( dozor stavby, kolaudace, zkušební provoz, vyhodnocení a pod. ) 20) Předání staveniště zhotoviteli stavby. Vytyčení manipulačního pruhu a pod. 21) Zahájení stavby 22) Realizace stavby dle realizačních projektů, autorský dozor, kontrolní dny stavby a pod. Dodržování stavebních připraveností pro montáže technologie, jejich dílčí funkční zkoušky a pod. 23) Ukončení výstavby 24) Příprava kolaudace stavby (nutné základní doklady : kolaudační dokumentace stavby, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, provozní nebo kanalizační řád stavby, doklady o likvidaci odpadů během stavby, revizní zprávy elektro, požární zprávy, bezpečnost práce a další, dle platných předpisů a požadavků kolaudačního orgánu) 25) Vydání kolaudačního rozhodnutí. U vodohospodářských staveb vydání nařízení o nakládání s vodami - limity vypouštěných vod z ČOV a pod. 26) Investor rozhodne, kdo bude stavbu provozovat (s příslušným dokladem může provozovat sám, nebo si provoz objedná u příslušné organizace, která se touto činností zabývá a pod.) Zde si je třeba zpětně uvědomit, že investor je po celou dobu stavby, ale i v okamžiku kolaudace a jejího uvedení do provozu jejím vlastníkem a provozovatelem. Majetkové předání stavby jinému subjektu, nebo uzavření smlouvy o provozování je pouze jeho rozhodnutí. Před těmito kroky by si však měl investor nechat zpracovat základní ekonomickou rozvahu, která mu napoví jak postupovat dál. U staveb, které vznikají za podpory fondů EU, je ponechání si stavby v majetku jedním z hlavních kritérií. 45 27) Zahájení zkušebního provozu stavby a jeho vyhodnocení 28) Zahájení trvalého provozu stavby DALŠÍ INFORMACE : * Ceny za projektovou a činnost inženýrskou se stanovují vzhledem k výši investičních nákladů stavby ( bez DPH ) dle v tom období platného sazebního UNIKA - sazebník pro návrh cen za projektové a inženýrské činnosti. Takto navržené ceny se stanou cenami smluvními. Použití sazebníku Unika však není povinné a cena za služby může být upravena dle náročnosti jakou stavba vyžaduje oproti sazebníku. * Cena za další činnosti - geodetické zaměření stavby, geologický prozkum se stanovují obdobným způsobem dle platných sazebníků těchto odborných činností. Tyto práce může investor zajistit smluvním způsobem sám, nebo může požádat projektanta, aby tyto činnosti zakotvil ve svém smluvním vztahu. * Cena za dodávku stavby vzejde z výběrového řízení a je považována za cenu pevnou. 5 Podobné dokumenty
METODIKA Magistrátu města Brna MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení aktualizace 22. 12. 2010 Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace 2010 - str. 1 Obsah Vysvětlivky a zkratky... Více POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR
POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR 1. ÚVOD...3 2. ROZHODNUTÍ MINISTRA..3 3. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY.. 4 3.1. PODKLADY KE SMLOUVĚ.5 3.1.1. PŘÍLOHY I PROGRAM OCHRANY OZONOVÉ Více 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova
117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2015 Správce podprogramu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR ) Česká národní banka Více samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.
(2) Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod 3) a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně, Více VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek Více Směrnice MŽP č. 12/2009
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního Více STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ
Č E S K Á K O M O R A A R C H I T E K T Ů Č E S K Á K O M O R A A UT O R I Z O V A N Ý CH I N Ž E N Ý R Ů A T E CH N I K Ů STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Metodická pomůcka (manuál) Více 137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách
137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o veřejných zakázkách Změna: 110/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 76/2008 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 417/2009 Sb. Více KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel
KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008 Více Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství, Více 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ
59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného Více Obsah: Je připravena smlouva o financování 21
Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné Více ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy
PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009 Více OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD)
Název úkolu : OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) TYPOVÝ PROJEKT Objednatel : Kontaktní osoba : Zlínský kraj tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Ing. Tomáš Hladík tel. : 577 043 399 Odpovědný zpracovatel : Více PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU
PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI Více ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy
PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009 Více a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);
Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje Více Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů
Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je Více UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod
UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod Newsletter 08/2011 SPECIÁL TÉMA DNE: UDRŽITELNOST PROJEKTŮ aneb slavnostním zahájením provozu to teprve začíná A je to konečně tady, ten den, kdy zahajujete užívání Více ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv
Ludmila Kaš parová a kolektiv MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ Č R Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE BRNO Ludmila Kašparová a kolektiv BRNO 2002 EDIČ NÍ Ř ADA VESNICE AUTORSKÝ KOLEKTIV Autorský Více NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI
III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Více PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU
PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco Více Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice
Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice Tyto všeobecné technické podmínky platí pro odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu. 1 Obsah Identifikační Více NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany
Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26, Více II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Spolupráce Více Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/40 Peněžní prostředky určené na úhradu nákladů pozemkových úprav. I. Úvodní informace
Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/40 Peněžní prostředky určené na úhradu nákladů pozemkových úprav Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také NKÚ Více Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

References: zákona č. 139
 zákona č. 139
 zákona č. 258
 zákona č. 183
 zákona č. 183
 ZÁKONA Č. 137