Source: https://docplayer.cz/186060516-Ii-152-jaromerice-hrotovice-hr-kraje-1-stavba.html
Timestamp: 2020-06-01 23:46:19+00:00

Document:
II/152 Jaroměřice Hrotovice hr. kraje, 1. stavba - PDF Free Download
II/152 Jaroměřice Hrotovice hr. kraje, 1. stavba
Download "II/152 Jaroměřice Hrotovice hr. kraje, 1. stavba"
1 RK , př. 1 počet stran: 30 Zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce zadávané v podlimitním režimu, v otevřeném řízení podle 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: II/152 Jaroměřice Hrotovice hr. kraje, 1. stavba Název zadavatele: Kraj Vysočina IČO: Adresa sídla: Žižkova 1882/57, Jihlava Profil zadavatele: Osoba oprávněná za zadavatele jednat: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství Kontaktní osoba ve věcech zadání veřejné zakázky: Kontaktní osoba ve věcech technických 1 Bc. Lenka Procházková tel.: ; Ing. Miroslav Dokulil tel ; Vymezení předmětu plnění zakázky Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla II/152 Jaroměřice Hrotovice hr. kraje, 1. stavba. Projektovaná stavba se nachází v extravilánu v katastrálním území obce Dukovany. Jedná se o 1. část stavby silnice II/152 v liniovém pasportním staničení 89,127 91,486 začínající v křižovatce se silnicí II/392 a končící na hranici Kraje Vysočina. Bližší specifikace: Začátek úpravy komunikace v km 0,245 (odpovídá km 88,882 dle stávajícího silničního pasportu) a konec úpravy v km 2,352 (odpovídá km 91,486 stávajícího silničního pasportu). V rámci stavby dojde k rekonstrukci vozovky stávající silnice II/152 a úpravě napojení na silnici II/392. Součástí stavby je směrové a výškové narovnání trasy. Rovněž dojde k obnově nefunkčnosti odvodnění pročištěním stávajících příkopů a pročištěním stávajících propustků. Realizace stavby je uvažována za vyloučení provozu. Postup stavby je navržen ve dvou etapách tak, aby byl po celou dobu výstavby vždy zachován provoz alespoň poloviny křižovatky silnic II/152 a II/392 u Dukovan jako stykové. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace ve stupni PDPS vypracované společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, Ostrava, IČO z 06/2017. Dodavatel musí dodržet veškeré požadavky a podmínky uvedené ve vyjádřeních obsažených v dokladové části projektové dokumentace.
2 Členění na stavební objekty stavby: Seznam objektů C 101 Silnice II/152 C 111 DIO-dopravně inženýrské opatření C 331 Úpravy meliorací C 801 Vegetační úpravy Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován v návrhu smlouvy o dílo, popř. v projektové dokumentaci (viz zadávací dokumentace). 2 Další informace k plnění předmětu veřejné zakázky Stavební práce této akce jsou rozděleny do dvou stavebních etap a jsou podrobně popsány v PD. Realizace stavby je uvažována za vyloučení provozu. Postup stavby je navržen ve dvou etapách tak, aby byl po celou dobu výstavby vždy zachován provoz alespoň poloviny křižovatky silnic II/152 a II/392 u Dukovan jako stykové. 1. etapa bude zahájena výstavba SO 101 silnice II/152 v km 0,000 (89,127) km 2,352 (91,486). Výstavba bude probíhat při plné uzavírce celého úseku, doprava bude vedena po objízdných trasách. Součástí I. etapy je provádění zemních prací mimo korunu stávající silnice, rekonstrukce, rozšíření stávající silnice (zemní práce na rozšíření, úpravy vozovek, pokládky konstrukčních vrstev vozovky, atd.). Bezprostředně před dokončením I. etapy bude provedena uzavírka v prostoru křižovatky, odfrézování obrusné vrstvy komunikace a následně provedena pokládka finální obrusné vrstvy ACO 11 (uzavírka cca 2-3 dny) v rámci celé 1. etapy. 2. etapa po dokončení a zprovoznění 1. etapy bude zahájena výstavba SO 101 silnice II/152 v km - 0,245 (88,882) km 0,000 (89,127). Výstavba bude probíhat při plné uzavírce celého úseku, doprava bude vedena po objízdných trasách dle PD. Součástí 2. etapy je rekonstrukce stávajícího krytu vozovky, výměna a doplnění bezpečnostních zařízení, pročištění stávajících propustků, vyznačení a znovu osazení dopravního značení. 3 Identifikace osob podílejících se na vypracování zadávací dokumentace Stavba bude realizována dle projektové dokumentace II/152 Jaroměřice Hrotovice hr. kraje, 1. stavba vypracované ve stupni PDPS společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, Ostrava v 06/ Místo plnění veřejné zakázky a prohlídka místa plnění Místem plnění je Kraj Vysočina, okres Třebíč, k.ú. Dukovany. Prohlídka místa plnění nebude zadavatelem organizována. Místo plnění veřejné zakázky je volně přístupné. Strana 2 (celkem 10)
3 5 Termíny plnění veřejné zakázky Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je: (1) Podpis smlouvy o dílo předpoklad 03/2020 Zahájení realizace stavby předání staveniště předpoklad 04/2020 Zprovoznění stavby, předčasné užívání stavby do Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do (1) Termín zahájení plnění VZ je podmíněn uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení. 6 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí Kč bez DPH 7 Klasifikace předmětu veřejné zakázky Hlavní předmět CPV Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace Stavební úpravy pro komunikace Způsobilost a kvalifikace pro plnění veřejné zakázky Zadavatel v souladu s 73 zákona požaduje prokázání: a) základní způsobilosti podle 74 zákona, b) profesní způsobilosti podle 77 zákona, c) technické kvalifikace podle 79 zákona. Zadavatel za účelem řádného prokázání splnění požadovaných kritérií níže stanovuje bližší rozsah prokázání kvalifikace. 8.1 Základní způsobilost Způsobilým podle zákona není dodavatel, který podle 74 odst. 1, písm.: a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, Strana 3 (celkem 10)
4 e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. Dodavatel dle zákona prokazuje splnění výše uvedených podmínek základní způsobilosti předložením: - výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k 74 odst. 1 písm. a) zákona, - potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k 74 odst. 1 písm. b) zákona, - písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k 74 odst. 1 písm. b) zákona, - písemného čestného prohlášení ve vztahu k 74 odst. 1 písm. c) zákona, - potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k 74 odst. 1 písm. d) zákona, - výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k 74 odst. 1 písm. e) zákona, Pro předložení čestného prohlášení ve vztahu k 74 odst. 1 písm. b) a c) zákona může dodavatel využít vzor čestného prohlášení (viz zadávací dokumentace). Je-li dodavatelem právnická osoba, musí současně prokázat základní způsobilost v rozsahu ust. 74 odst. 2 zákona. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu, musí současně prokázat základní způsobilost v rozsahu ust. 74 odst. 3 zákona. 8.2 Profesní způsobilost Dodavatel v souladu s ust. 77 odst. 1) zákona prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Dodavatel v souladu s ust. 77 odst. 2) písm. a) zákona předloží doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Dodavatel za tímto účelem předloží živnostenské oprávnění či licenci pro živnost: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování a pro živnost Výkon zeměměřických činností. Zadavatel v souladu s 77 odst. 2 písm. c) zákona požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Dodavatel předloží doklady v rozsahu: - osvědčení o autorizaci nebo osvědčení o registraci pro obor dopravní stavby vydané dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiný rovnocenný doklad dle 45 zákona; - úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu uvedeném v 13 odst. 1 písm. a) a c) cit. zákona, a to pro osobu nebo osoby, jejichž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, nebo jiný rovnocenný doklad dle 45 zákona; Strana 4 (celkem 10)
5 8.3 Technická kvalifikace Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci podle 79 odst. 2) písm. a) zákona předložením seznamu stavebních prací obdobného charakteru poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení (dodavatel může použít vzor Seznamu staveb obdobného charakteru, viz zadávací dokumentace). Limitem pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu je předložení seznamu nejméně 3 realizovaných zakázek obdobného charakteru provedených dodavatelem (doplněný stručným popisem stavby, ze kterého bude patrné, že se jedná o stavbu obdobného charakteru). Zadavatel, s ohledem na složitost a rozsah plnění veřejné zakázky, vymezuje minimální úroveň pro splnění technické kvalifikace takto: - nejméně tři rekonstrukce nebo novostavby silnice v extravilánu s minimální délkou 1 km a finančním objemu minimálně 20 mil. Kč bez DPH pro každou z nich. Kompletní rekonstrukcí silnice se rozumí stavba, kde byla nově provedena minimálně konstrukce vozovky podkladní vrstvy vč. konstrukčních asfaltových hutněných vrstev. Přílohou tohoto seznamu budou minimálně 2 osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení prací uvedených v seznamu, potvrzená objednatelem stavebních prací. Osvědčení bude obsahovat identifikaci příslušné stavební zakázky, cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly stavební práce řádně poskytnuty a dokončeny. Za řádně poskytnuté a dokončené stavební práce mohou být považovány pouze takové, které byly provedeny dle sjednaného termínu a ve sjednané kvalitě. Z údajů předloženého seznamu musí být patrno postavení dodavatele v dodavatelském systému (zhotovitel, poddodavatel, člen sdružení apod.) a jeho podíl na realizované stavbě (finanční podíl musí odpovídat min. výši požadované zadavatelem). Doba k prokázání realizace uvedených staveb se pro účely těchto zadávacích podmínek považují za splněné, pokud byla stavba v průběhu této doby dokončena. Rozhodný časový okamžik pro výpočet pětiletého období, v němž měly být stavební práce poskytnuty, je zahájení tohoto zadávacího řízení. 8.4 Další ustanovení ke kvalifikaci Dodavatel je oprávněn předložit v nabídce doklady o kvalifikaci v prostých kopiích. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle 77 odst. 1 každý dodavatel samostatně. V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. Doklady prokazující základní způsobilost podle 74 zákona a profesní způsobilost podle 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti, s výjimkou kritéria podle 77 odst. 1 zákona, požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit: Strana 5 (celkem 10)
6 a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle 77 odst. 1 zákona jinou osobou, b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, c) doklady o splnění základní způsobilosti podle 74 zákona jinou osobou a d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veř. zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Pro vyloučení pochybností o prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob ve smyslu ust. 83 zákona doporučuje zadavatel, v případě předkládání dokladů o kvalifikaci vystavených pro fyzickou osobu, která je v pracovněprávním vztahu k dodavateli, a tuto skutečnost nelze odvodit z obsahu dalších dokumentů, připojit informaci stvrzující pracovněprávní vztah mezi fyzickou osobou a dodavatelem. 8.5 Další požadavky zadavatele Vybraný dodavatel je povinen předat při podpisu smlouvy o dílo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám ve výši min. 20 mil. Kč. 9 Dostupnost zadávací dokumentace Zadavatel dle ust. 96 odst. 1 zákona uveřejní zadávací dokumentaci na svém profilu ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení. Dodavateli je umožněn neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci na profilu zadavatele: Úhrada za zadávací dokumentaci není zadavatelem požadována. Zadávací dokumentaci na profilu zadavatele tvoří: Zadávací podmínky včetně požadavků a technických podmínek pro zpracování nabídky, Vzory dokumentů k předložení, Návrh smlouvy o dílo, PD ve stupni PDPS II/152 Jaroměřice Hrotovice hr. kraje, 1. stavba Pravomocné stavební povolení 10 Elektronický nástroj, komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem Zadavatel upozorňuje, že na zadávanou veřejnou zakázku se uplatní ust. 211 odst. 3 zákona, tj. že písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat elektronicky, a to v některé z následujících forem: elektronický nástroj E-ZAK, datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, elektronická pošta ( ). Zadavatel doporučuje využívat pro elektronickou komunikaci elektronický nástroj E-ZAK dostupný na nestanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách nebo v průběhu zadávacího řízení, či zákon jinak. Strana 6 (celkem 10)
7 Zadavatel upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. Zavedl-li zadavatel dodavatele do elektronického nástroje E-ZAK, uvede u něj jako kontaktní údaje takové, které získal jako veřejně přístupné, nebo jiné vhodné kontaktní údaje. Je povinností každého dodavatele, aby před dokončením registrace do elektronického nástroje E-ZAK své kontaktní údaje zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné. Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené okamžikem přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů elektronické zprávy v elektronickém nástroji E-ZAK. Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje, jakož i za správnost kontaktních údajů dodavatele v elektronickém nástroji E-ZAK, zodpovídá vždy dodavatel. Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK včetně informací o používání elektronického podpisu jsou dostupné na 11 Vysvětlení zadávací dokumentace Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. 98 zákona. Zadavatel může poskytnout dodavateli vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti. Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní zadavatel na svém profilu. 12 Poskytnutí jistoty Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení ve lhůtě pro podání nabídek poskytl jistotu ve smyslu 41 zákona. Výše jistoty je stanovena na částku Kč. Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou: složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen "peněžní jistota"). Bude-li peněžní jistota poskytnuta složením peněžní částky na účet zadavatele, musí být jistota nejpozději v den předcházející dni otevírání obálek s nabídkami připsána na účtu zadavatele. Číslo bankovního účtu pro složení peněžní částky: /6800 VS: IČO dodavatele. bankovní záruky ve prospěch zadavatele nebo pojištění záruky ve prospěch zadavatele. Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty. Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty: sdělením údajů o provedené platbě zadavateli (jde-li o peněžní jistotu). Zadavatel pro tyto případy doporučuje vložit do nabídky kopii o provedení bankovního příkazu. předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli jistotu za podmínek stanovených v 41 odst. 8 zákona (jde-li o bankovní záruku), předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli jistotu za podmínek stanovených v 41 odst. 8 zákona (jde-li o pojištění záruky). Strana 7 (celkem 10)
8 13 Podmínky sestavení a podání nabídek 13.1 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo v souladu se zadávací dokumentací a se soupisem prací obsaženým v zadávací dokumentaci. Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo v korunách českých (CZK), v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH (sazba DPH v %) a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění veřejné zakázky. V ceně budou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění veřejné zakázky. Cena bude obsahovat ocenění případných dalších prací a dodávek, které vyplývají z vymezení předmětu veřejné zakázky Požadavky na předložení soupisu prací Dodavatel, jako součást nabídky, předloží oceněný soupis prací v členění dle jednotlivých stavebních objektů a po položkách v souladu se soupisem prací obsaženým v zadávací dokumentaci. Zadavatel požaduje předložit digitální podobu oceněného soupisu prací v datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese V případě, že dodavatel nedisponuje rozpočtovým nástrojem umožňujícím provedení ocenění soupisu prací ve formátu XC4, lze k jeho zpracování použít bezplatný modul pro ocenění nabídkové ceny, který je k dispozici na internetové adrese Pro účely validace je možno použít program ValidatorXC4 dostupný na téže internetové adrese. V případě užití jiného datového formátu pro předložení elektronické podoby oceněného soupisu prací se musí jednat o otevřený a volně dostupný formát s datovou strukturou, která splňuje požadavky definované vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění pozdějších předpisů. Použitý datový formát musí umožnit transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu prací a nabídkové ceny. Formátem elektronického soupisu prací může být XML formát. Dokumentace tohoto formátu je k dispozici na adrese Součet ocenění jednotlivých činností uvedených v soupisu prací bude totožný s nabídkovou cenou uvedenou v návrhu smlouvy o dílo Požadavky na formu a způsob podání nabídek Dodavatel podá nabídku v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden účastník zadávacího řízení), jsou povinni předložit v nabídce písemný závazek, ze kterého závazně vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Příslušný písemný závazek musí rovněž zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn zastupovat ostatní dodavatele ve věcech spojených s plněním předmětu veřejné zakázky či jeho určité části a který dodavatel bude fakturačním místem. Strana 8 (celkem 10)
9 13.4 Požadavky na způsob zpracování nabídky a obsahové členění Dodavatel musí vypracovat nabídku v českém jazyce, v požadovaném rozsahu a členění, v souladu s vyhlášenými podmínkami veřejné zakázky a dalšími pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci. Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl a všechny dokumenty musí být dobře čitelné. Dodavatel předloží dokumenty specifikované v následujících bodech: - Krycí list nabídky - Doklady, jimiž dodavatel prokáže splnění kvalifikace - Časový harmonogram plnění v členění po týdnech - Návrh platebního kalendáře v členění po měsících - Ostatní požadavky zadavatele - Návrh smlouvy o dílo 14 Lhůta pro podání nabídek a termín otevírání nabídek veřejné zakázky Lhůta pro podání nabídky je stanovena do do 10:00 hod. Vzhledem k přijímání nabídek pouze v elektronické podobě neproběhne veřejné otevírání nabídek. 15 Hodnocení nabídek Zadavatel v souladu s ust. 114 odst. 1 zákona stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. Zadavatel zároveň stanovuje, že ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena, v souladu s 114 odst. 2, věta druhá, zákona podle nejnižší nabídkové ceny. Pravidla a metoda pro hodnocení nabídek Zadavatel stanovil v souladu s 115 odst. 1 písm. a), b), c) zákona kritérium pro hodnocení nabídek takto: Nabídky budou hodnoceny na základě nabídkové ceny v Kč bez DPH. Jako nejvýhodnější bude hodnocena nejnižší hodnota. Sestavení pořadí Na základě nabídkových cen jednotlivých nabídek bude stanoveno celkové pořadí úspěšnosti nabídek pro celou veřejnou zakázku. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH. V případě rovnosti nabídkových cen rozhodne o pořadí nabídek los. Účastníkům zadávacího řízení, jejichž nabídkové ceny budou shodné, bude umožněna účast na tomto losování. 16 Stanovení zadávací lhůty Zadavatel s ohledem na druh zadávacího řízení a na předmět veřejné zakázky stanovuje, v souladu s ust. 40 odst. 1) zákona, zadávací lhůtu v délce 5 měsíců. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Strana 9 (celkem 10)
10 17 Další ustanovení - Dodavateli nebudou přiznána žádná práva na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. - Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. - Zadavatel nepřipouští variantní řešení. - Dodavatel podáním nabídky na tuto veřejnou zakázku uděluje zadavateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejm. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). - Zadavatel se zavazuje, že vyjma skutečností uvedených v předchozí větě, považuje informace o účastnících zadávacího řízení získané při tomto zadávacím řízení za důvěrné. 18 Obchodní podmínky Veškeré obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, stanoví zadavatel formou závazného návrhu smlouvy (dále jen návrh smlouvy ), který tvoří zadávací dokumentaci. Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentací a jím předloženou nabídkou. Účastník zadávacího řízení doplní do návrhu smlouvy údaje a přílohy, které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany účastníka zadávacího řízení nebo u kterých to vyplývá ze zadávací dokumentace, přičemž není oprávněn činit další změny či doplnění návrhu smlouvy či jeho příloh. Účastník zadávacího řízení je povinen upravit návrh smlouvy v části identifikující smluvní strany na straně účastníka zadávacího řízení, a to v souladu se skutečným stavem tak, aby bylo vymezení účastníka zadávacího řízení jednoznačné a dostatečně jasné. V případě nabídky podávané společně několika dodavateli (jako jedním účastníkem zadávacího řízení) jsou dodavatelé povinni doplnit ustanovení o společné odpovědnosti dodavatelů a oprávněni upravit právní zkratky označující smluvní stranu dodavatele a tomu odpovídající slovní tvary v návrhu smlouvy a počet stejnopisů návrhu smlouvy. Smlouva bude uzavřena podle 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, ve smyslu ust. 124 odst. 1) zákona, není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřených smluv o dílo třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Odpovědi dodavatele, se kterým bude možno uzavřít smlouvu podle 124 odst. 1) zákona, s dodatkem nebo odchylkou, které podstatně nemění obchodní podmínky, učiněné před podpisem smlouvy o dílo, nebudou považovány za přijetí nabídky, i když zadavatel bez zbytečného odkladu takové přijetí neodmítne. V Jihlavě dne Ing. Jan Hyliš člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství Strana 10 (celkem 10)
11 Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO NÁVRH uzavřená podle 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) pro akci: II/152 Jaroměřice Hrotovice hr. kraje, 1. stavba Článek 1 Smluvní strany 1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 1882/57, Jihlava, zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hyliš člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství Zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil, Ing. Hana Matulová Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava Číslo účtu: / 6800 IČO: (dále jen objednatel ) 1.2. Zhotovitel:... Adresa:... zástupce pro věci smluvní:... zástupce pro věci technické:... Bankovní spojení:... Číslo účtu:... IČO:... DIČ:... Zápis v obchodním rejstříku:... (dále jen zhotovitel ) 1.3. V případě změny údajů uvedených v odstavci 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. Článek 2 Předmět smlouvy 2.1. Předmětem smlouvy je kompletní zhotovení stavby II/152 Jaroměřice Hrotovice hr. kraje, 1. stavba (dále též dílo nebo stavba ) zhotovitelem. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace vypracované ve stupni PDPS společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, Ostrava, IČO z 06/2017. Zhotovitel musí dodržet veškeré požadavky a podmínky uvedené ve vyjádřeních obsažených v dokladové části projektové dokumentace. Strana 1 (celkem 20)
12 Členění na stavební objekty stavby: Seznam objektů C 101 Silnice II/152 C 111 DIO-dopravně inženýrské opatření C 331 Úpravy meliorací C 801 Vegetační úpravy Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti: - zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů včetně zajištění aktualizace dopravně inženýrských opatření dle aktuálních podmínek, - zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných tras po celou dobu výstavby, - zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objížděk, - geodetické vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (vytýčení hranic trvalého i dočasného záboru, po dohodě s uživateli dotčených zemědělských pozemků, seznámení uživatelů pozemků s rozsahem záborů), - zřetelné vytyčení označení obvodu staveniště vč. jeho udržování, - veškerá geodetická měření vyžadovaná v průběhu realizace stavby, - pasportizace okolních staveb a pozemků před zahájením prací a po dokončení prací, - pasportizace objízdných tras před a po dokončení stavby, - vypracování a průběžná aktualizace podrobného časového a finančního harmonogramu prací pro jednotlivé stavební objekty (dále jen SO ), základní harmonogram prací bude zpracován po týdnech do 10 dnů od předání staveniště a bude průběžně dle potřeby nebo požadavku objednatele aktualizován. Na žádost objednatele, v případě zpoždění zhotovitele, vypracuje zhotovitel aktualizaci harmonogramu a předloží ji nejpozději do 7 dnů od vyzvání objednatelem. Předložený harmonogram bude opatřen datem, k němuž je zpracován, a bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele (stavbyvedoucím), - požadovaná realizační dokumentace stavby (dále též RDS ) v rozsahu dle soupisu prací a potřeb zhotovitele, bude po jejím odsouhlasení zástupcem objednatele předána zhotovitelem 3x v písemné podobě a 1x na CD. Pro odsouhlasení objednatelem, technickým dozorem (dále též TD ) a autorským dozorem (dále též AD ) bude předložen koncept RDS 1x v písemné a 1x v digitální podobě. RDS bude vypracována autorizovanou osobou. - dokumentace skutečného provedení stavby (dále též DSPS ) bude předána 4x v písemné podobě a 4x v digitální podobě na CD nosiči ve formátu PDF a otevřeném formátu DWG k zahájení přejímacího řízení při dokončení díla (viz ods smlouvy). - po dokončení realizace stavby budou vypracovány geometrické plány (dále též GP ) v rozsahu trvalého záboru stavby a věcných břemen. Zhotovitel předá objednateli jednotlivé GP každý v 10 vyhotoveních písemně a 1x digitálně (na CD). Všechny GP budou mít náležitosti stanovené zvláštními předpisy, zejména Vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) ve znění pozdějších předpisů, budou ověřeny oprávněným zeměměřičským inženýrem a budou potvrzeny příslušným katastrálním úřadem. GP budou způsobilé k majetkoprávnímu vypořádání a ke zřízení věcných břemen. GP musí být před konečným vyhotovením předány objednateli v dostatečném předstihu k odsouhlasení. Strana 2 (celkem 20)
13 - zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům (bude doloženo protokolem potvrzeným zástupcem správce jednotlivých inženýrských sítí nebo zápisem ve stavebním deníku), - přípravu staveniště včetně zajištění přístupu pro provádění prací mimo trvalý i dočasný zábor stavby, - dodání materiálů a výrobků v požadované kvalitě včetně jejich certifikátů a atestů, - zhotovení práce podle technologického předpisu, - zpracování a předložení technologických postupů prováděných prací před zahájením jednotlivých prací, - veškeré nutné ochrany práce, - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), - veškeré požadované úpravy a práce, - průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol technických kvalitativních podmínek (dále též TKP ) vypracované akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem. Návrh akreditované zkušebny bude předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí staveniště. - odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předkládat zástupci objednatele výsledky jednotlivých zkoušek. - veškerá doprava (zahrnuje svislou, vodorovnou dopravu a přepravu, manipulace a přesuny hmot a materiálů nutných pro realizaci díla, příplatky na lepivost, ztížení), - veškeré lešení a podpěrné konstrukce, - montážní prostředky a pomůcky, - úpravu, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí, - potřebné dočasné úpravy, - úpravy, očištění a ošetření pracoviště, - zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, zimní opatření, přístřešky, apod.), - zajištění osvětlení staveniště v případě práce v noci dle potřeb zhotovitele, - zabezpečení skládky přebytečné zeminy, asfaltu, - odvoz a úhrada poplatku za uložení vybouraných hmot, zeminy, ornice, nevhodných zemin, asfaltu, - zajištění veškerých dokladů požadovaných stavebním úřadem, jejichž zajištění vyplývá z podmínek stavebního povolení včetně dokladů požadovaných k vydání kolaudačního souhlasu nebo k vydání povolení předčasného užívání stavby např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů, - ostatní náklady nutné k dokončení stavby, uvedení do předčasného užívání (zkušebního provozu), k vydání kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu, - poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví (dále též koordinátor BOZP ), náklady na požadavky stanovené koordinátorem BOZP, - zajištění geologa, geotechnika, náklady na jeho činnost (odborné posudky apod.), - zajištění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavby, - zhotovitel je povinen dodržet všechny podmínky stanovisek správců sítí, - uzavření Dohody o předčasném užívání stavby, - průběžná fotodokumentace provádění díla s uvedením data pořízení jednotlivých snímků datové razítko (forma digitální), - veškeré koncepty dokumentů a dokladů (např. RDS, DSPS, GP apod.) budou předávány objednateli minimálně 14 dní před odevzdáním objednateli k odsouhlasení Strana 3 (celkem 20)
14 - zhotovitel je povinen zajistit průjezdnost prostoru staveniště v zimních měsících (listopad-březen). Pokud bude stavba uvedena do režimu předčasného užívání, zajistí zimní údržbu objednatel prostřednictvím svého správce komunikace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (dále též KSÚSV ) Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a oceněné v nabídce veřejné zakázky, na základě které bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky Pro veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen TD objednatele a zástupcem objednatele. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací, po dosažení cenové shody, uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s odstavcem 4.8. a této smlouvy Podmínky vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele během realizace stavby splní zhotovitel Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke zbytečnému omezení provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Majitelé přilehlých nemovitostí musí být řádně a včas informováni o průběhu stavebních prací. Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup ke všem objektům pro jejich vlastníky. Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup a příjezd ke všem objektům pro integrovaný záchranný systém Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. 2 této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech prováděných prací Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Článek 3 Termín plnění 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění: Zahájení realizace stavby předání staveniště předpoklad 04/2020 Zprovoznění stavby, předčasné užívání stavby do Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by znamenaly omezení (byť jen částečné) provozu na pozemních komunikacích a zimní údržby. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech: - Dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele. - Nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele. V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě. Strana 4 (celkem 20)
15 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických podmínek (silné dlouhotrvající mrazy nebo silné dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňující pokračování prací v období delším než 10 dnů v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku TD. Pozastavení stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek se bude řídit dle minimálních teplot vzduchu uvedených v českých technických normách a v příslušných technických podmínkách pro konkrétní činnost Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby. Článek 4 Cenové ujednání 4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (dále jen Oceněný soupis prací), která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.3. této smlouvy, je mezi smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust občanského zákoníku Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí: Cena za dílo: cena celkem bez DPH:... [doplní účastník] Kč DPH 21%:... [doplní účastník] Kč cena celkem včetně DPH:... [doplní účastník] Kč (slovy: korun českých bez DPH) 4.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění uvedeného na faktuře daňovém dokladu Objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy bude od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, prohlašuje, že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o dani z přidané hodnoty), není objednatel při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto Strana 5 (celkem 20)
16 tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platných v době realizace díla a technické specifikaci předmětu díla Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek: - v případě dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto případné dodatečné stavební práce musí být projednány a odsouhlaseny objednatelem. - v případě změny daňových předpisů (změny zákonných sazeb DPH). Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla: Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v Oceněném soupise prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy Tam, kde nelze použít výše popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno následovně: o u záměny položek cenou za obdobné položky cenové soustavy ASPE platné v době podání nabídky úměrně upravené s ohledem na vyměňovanou položku, přičemž pro ocenění změněné položky bude použit poměr ceny původní položky dle nabídky dodavatele k ceně položky v cenové soustavě ASPE o u nově zařazených položek cenou za položku cenové soustavy ASPE platné v době podání nabídky ponížené o 15 %. Nebude-li možno užít položky cenové soustavy ASPE, budou pro ocenění nových položek použity ceny z katalogu URS, a.s. Praha v cenové úrovni platné v době podání nabídky ponížené o 15 %. Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele, v cenové soustavě ASPE ani v ÚRS, a.s. Praha, budou oceněny na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena. Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přirážku ve výši do 5%. Při dodatečném zajišťování poddodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přirážku ve výši do 5% z ceny těchto prací. Cenovou soustavou ASPE se rozumí OTSKP Expertní ceny (v době podání nabídky). Cena bude odsouhlasena s objednatelem. Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovních dnů ode dne doručení návrhu. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty. Strana 6 (celkem 20)
17 5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Článek 5 Platební podmínky 5.2. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou ujednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže sjednaných lhůtách. Za dílčí plnění jsou dohodou smluvních stran považována plnění provedená zhotovitelem vždy v průběhu kalendářního měsíce. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak Cena díla je ze strany objednatele splatná na základě faktur, které budou zároveň obsahovat náležitosti daňových dokladů. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení objednatele dle odst této smlouvy. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce II/152 Jaroměřice Hrotovice hr. kraje, 1. stavba a registrační číslo projektu CZ /0.0/0.0/17_082/ Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů od posledního dne daného kalendářního měsíce pro objednatele fakturu daňový doklad, která bude deklarovat cenu dílčího plnění, tedy bude představovat cenu plnění provedeného zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce Faktury vystavené zhotovitelem budou vyhotoveny ve dvou vyhotoveních a doručeny na adresu objednatele. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TD a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických Zhotovitel zároveň s fakturou předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu *.xls, (resp. *.xlsx) a ve formátu *XC4. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula Pokud budou fakturovány poplatky za skládku, zhotovitel doloží objednateli doklady o uložení odpadu ke každé relevantní fakturaci (čestné prohlášení není relevantní). Zhotovitel zajistí, aby na dokladu o uložení odpadu byla uvedena měrná jednotka v souladu se soupisem prací V případě, že nějaký materiál bude uložen na KSÚSV, p.o., předávací doklad bude přiložen ke každé relevantní fakturaci V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli Objednatel z titulu úhrady ceny díla nebo její části vyplývající z této smlouvy není v prodlení, pokud nejpozději v den splatnosti bude daná peněžní částka připsána na účet zhotovitele. Po objednateli, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši, kterou stanoví vláda nařízením. Úrok z prodlení je splatný způsobem uvedeným zhotovitelem v jeho vyúčtování, a to do třiceti dnů ode dne jeho nárokování ze strany zhotovitele Doba splatnosti části ceny díla deklarované danou fakturou jako cena plnění provedeného zhotovitelem pro objednatele v průběhu daného kalendářního měsíce se mezi smluvními stranami ujednává vždy na třicet dnů ode dne doručení dané faktury. Ujednání tohoto odstavce platí pro části ceny díla, jejichž součet postupně kumulativně dosáhne částky 90% ceny za provedení díla dle odst a 4.4. této smlouvy. Strana 7 (celkem 20)
18 5.12. Doba splatnosti zbývající části ceny díla ve výši 10% ceny za provedení díla dle odst a 4.4. této smlouvy se mezi smluvními stranami ujednává na třicet dnů ode dne provedení díla bez jakýchkoli vad. Provedením díla bez jakýchkoli vad se pro účely tohoto odstavce rozumí dokončení díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, nebo odstranění zhotovitelem všech vad poté, co bylo dílo zhotovitelem dokončeno a objednatelem převzato s výhradami Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělky, počne běžet lhůta splatnosti konečné faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet zhotovitele dle odst této smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který je podle ustanovení 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžitého dluhu objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ustanovení 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu ceny díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán formou bezhotovostního převodu na výše uvedený účet zhotovitele zaplatit v době splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, uhradí objednatel za zhotovitele správci daně zhotovitele v pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění. Tato platba bude směřována na depozitní účet správce daně, přičemž předčíslí účtu je 80039, matriková část účtu je XXXXXXXX a kód banky je Platba bude provedena s uvedením variabilního symbolu XXXXXXXX (IČO zhotovitele), specifického symbolu (IČO objednatele), konstantního symbolu 1148; ve zprávě pro příjemce platby bude uvedena informace o dni uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je proměnná číselně označující den, MM proměnná číselně označující měsíc a RRRR proměnná číselně označující rok Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně zhotovitele, předloží zhotovitel bez jakéhokoliv odkladu objednateli návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude aktualizována matriková část účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Objednatel se zavazuje takový dodatek se zhotovitelem bez zbytečného odkladu uzavřít Objednatel sdělí zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za zhotovitele. Sdělení objednatel učiní v desetidenní lhůtě ode dne realizace platby, a to formou prokazatelně doručeného listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové schránky. Ve sdělení zhotoviteli objednatel uvede následující údaje: číslo příslušného daňového dokladu, výši zaplacené daně, datum platby, údaje o účtu správce daně (předčíslí, matriková část, kód banky), variabilní symbol, specifický symbol, konstantní symbol a údaj uvedený ve zprávě pro příjemce platby Zhotovitel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění dle této smlouvy bude pro objednatele uskutečňovat zdanitelná plnění, prohlašuje: že není dlužníkem ve smyslu ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, tedy, že není daňovým subjektem s neuhrazeným nedoplatkem; že daň z přidané hodnoty na výstupu z titulu plnění dle této smlouvy bude přiznávat ke dni uskutečnění zdanitelných plnění nebo ke dni přijetí úplat, a to vždy k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak; že daň z přidané hodnoty z titulu plnění dle této smlouvy bude uvádět v daňových přiznáních za zdaňovací období, ve kterých mu vznikla povinnost daň přiznat; Strana 8 (celkem 20)
Vymezení předmětu plnění zakázky
RK-32-2018-29, př. 1 počet stran: 33 neveřejná příloha Zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce zadávané v nadlimitním režimu, v otevřeném řízení podle 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
II/360 ul. Rafaelova Pocoucov
29A98 II/360 ul. Rafaelova Pocoucov Registrační číslo projektu: Předmět zakázky: stavební práce Oblast podpory: 1.1 - Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu Druh zadávacího řízení: otevřené řízení Typ

References: zákona č. 134
 zákona č. 360
 zákona č. 200
 zákona č. 300
 zákona č. 106
 zákona č. 89
 zákona č. 89
 čl. 2
 zákona č. 235
 zákona č. 280
 zákona č. 134