Source: http://docplayer.es/1417391-El-teje-y-maneje-del-sistema-carrizal-chone.html
Timestamp: 2017-04-27 00:09:43+00:00

Document:
El teje y maneje del sistema Carrizal-Chone - PDF
El teje y maneje del sistema Carrizal-Chone
Download "El teje y maneje del sistema Carrizal-Chone"
Vanesa Maestre Agüero
1 El teje y maneje del sistema Carrizal-Chone POR MARÍA DE LA PAZ VELA Crucial para la provincia de Manabí, el sistema de riego Carrizal-Chone ha pasado avatares legales y técnicos desde su concepción hasta su construcción. El más reciente lance es la orden y contraorden del ministro del Litoral, Ricardo Patiño, quien anunció que debido a las irregularidades encontradas por una Comisión Ad Honórem de Revisión del Proyecto y por el sobreprecio que existía se suspendía el proyecto solo para anunciar, a la vuelta de pocos días, que las empresas constructoras Odebrecht e Hidalgo & Hidalgo (que no son ningunas novatas en el negocio de la construcción) habían decidido una rebaja de $ 18 millones, por lo que la obra sí se realizaría. Qué influyó? Las presiones del presidente de Brasil, Lula da Silva? Un gesto más en la campaña para la Asamblea Constituyente del presidente del Ecuador Rafael Correa? O es que las constructoras van a trabajar a pérdida? Lo sorprendente es que las entidades de control del Estado dieron sus informes favorables al proyecto con sobreprecio!, aunque este artículo revela que dentro de las instituciones hubo más de un informe que exigía buenas condiciones financieras y la concreción de los beneficios de la primera etapa. GES- TIÓN devela cómo actúan las entidades públicas y privadas a la hora de un contrato millonario. No es por ausencia de normas apropiadas en las leyes vigentes, sino que éstas son convenientemente pasadas por alto. <14> GESTIÓN N 1602 Archivo diario El Comercio. La punta del ovillo Cuesta comprender cómo es que se inicia la segunda etapa de una obra sin terminar la primera: solo hectáreas (ha) están irrigadas cuando los beneficios esperados de la primera etapa eran de ha con riego (eldiario.com.ec, 14 de junio de 2007), y en el primer año la operatividad llega a 3% de la cobertura total, cuando como mínimo en siete años debe servir a 60%, según cifras dadas por el propio ministro Ricardo Patiño. Era tan grande la evidencia de irregularidades que el ministro decide crear una Comisión Ad Honórem de ingenieros manabitas en julio de 2007 para que evalúe cómo se había llevado el proceso, cuáles eran los problemas para corregir y de qué manera se podía continuar con una obra prioritaria para el desarrollo nacional y provincial. Las conclusiones del trabajo de esta comisión fueron contundentes e irrefutables: se cuantificó que existía un sobreprecio en un rango entre $ 12 millones y $ 33 millones que significa que en una licitación competitiva de ofertas le hubiese ahorrado al país hasta $ 33 millones y se recomendó que se contrate la obra en $ 85 millones y no en $ 102 millones. La recomendación fue acogida por el gobierno y unas horas después, como si nada hubiese pasado, fue aceptada por el consorcio Odebrecht e Hidalgo & Hidalgo. Cómo actuó la Comisión? Ésta demostró el sobreprecio con el análisis de costos unitarios (Cuadro 1), mientras con el análisis legal develó las irregularidades del proceso y la falta de funcionamiento de los organismos de control. No obstante, el presidente Rafael Correa, tras un encuentro con el presidente de Brasil, Lula da Silva, decidió que el contrato firmado en el gobierno anterior seguiría vigente. Cadena de denuncias Las denuncias de sobreprecio sobre el contrato de la segunda etapa se habían sumado a denuncias similares en la primera etapa, realizadas ante el entonces presidente de la República, Lucio Gutiérrez por el sociólogo Fernando Buendía, asesor del Ministerio de Economía, quien terminó fuera de su cargo. Lo mismo denunció el Ing. Pedro Zambrano, de la empresa Espiral Contespi (El Diario, 16 de julio de 2003); pero en el informe de la Dirección Regional de la Contraloría, el Ing. Walter Mena desestimó el sobreprecio (pág. 20, Informe de la Comisión Manabita). La Subsecretaría de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, a partir de un estudio comparativo del costo de inversión por hectárea para varios proyectos, concluyó el 29 de junio de 2007 que el costo por hectárea en la segunda etapa sería de $ , por lo cual concluye que hay un sobreprecio. Sin embargo, los informes de la Contraloría no mencionan eso. Pero, a confesión de parte, relevo de prueba, dicen los abogados: si un consorcio puede bajar el precio del contrato en $ 18 millones de la noche a la mañana, algo sucede. GESTIÓN N 160 <15>3 CUADRO 1 COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS* Rubro Descripción Un. Precio unit. P.U. P.U. Mun. Corpecuador Cámara CRM MOP Precios Unit. Rel. % % Promedio Odebrecht-HH ETAPA EMAAPQ Portoviejo Constr. Quiroga- prom. otros PU O-HH / de exceso (PuOHH) Pichincha (PuOtros) PU Otros 1001 Excavación a cielo abierto m 3 4,4 1,91 2,43 2,22 2,73 2,43 6,25 1,69 2,81 156,7 56,7 (a) 1002 Excavación de fango m 3 11,53 4,14 1,53 9,2 4,96 232,6 132, Relleno en zanja m 3 1,89 4,33 3,04 3,47 2,51 3,02 3,01 62,8-37, Material granular para filtros, camas de m 3 53,85 29,35 16,93 29,41 25,23 213,5 113,5 (b) 1010 Base granular m 3 29,67 29,35 23,48 19,38 30,92 25,78 115,1 15, Acero corrugado FY = 4200 kg/cm 2 kg 1,42 1,88 1,36 1,78 1,53 1,56 1,85 1,54 1,6 88,6-11, Hormigón F CK = 100 kg/cm 2 o ciclopeo m 3 192,39 106,56 84,57 109,81 80,65 91,68 209,9 109,9 (b) 1021 Hormigón F CK = 140 kg/cm 2 m 3 199,35 110,7 113,85 176,09 136,4 142,11 140,3 40, Hormigón F CK = 180 kg/cm 2 m 3 211,65 127,01 118,08 182,75 163,88 116,56 213,42 160,33 159,17 133,0 33, Hormigón F CK = 210 kg/cm 3 m 3 277,55 133,45 122,24 194,19 178,87 121,06 228,87 169,05 164,2 64, Horm. para elem. prefabric. FCK = 280 m 3 402,59 142,65 169,8 213,43 191,62 210,1 110, Suelo cemento m 3 62,94 33,1 33,1 190,1 90, Tubería de acero kg 7,61 7,28 7,28 104,5 4, Geomembrana de polietil. de alta densid. kg 4,37 6,51 6,51 67,1-32, Gaviones m 3 76,43 60,95 42,99 54,41 43,68 85,11 66,43 58,53 130,6 30,6 PROMEDIO 147,9 47,9 * Los precios unitarios han sido homogeneizados de acuerdo a las especificaciones técnicas y porcentaje de indirectos para permitir comparación. (a) Incluye 2,5 km de desalojo extra. (b) Incluye 40 km de transporte de áridos. El cuadro se lee así: rubro 1002, un metrocúbico de excavación de fango, O-HH cotiza en $11,53; mientras en promedio otras empresas cotizan $4,96; O-HH tiene un precio 232,6% mayor que el promedio en este rubro. FUENTE: COMISIÓN DE REVISIÓN DEL SISTEMA CARRIZAL-CHONE II ETAPA. Versiones de prensa señalan que el costo por hectárea de la primera etapa sería, a grosso modo, de $ (El Universo, 8 de agosto de 2007). Dadme una palanca y moveré el mundo Es convencimiento general, después de años de prácticas corruptas, de que es en las grandes obras en las que el manejo de los recursos públicos se presta para la corrupción y, en lugar de una ejecución transparente de una obra prioritaria para el desarrollo del país, se producen negociados y coimas que favorecen a decenas de funcionarios e intermediarios. Una gran maquinaria de influencia, con el poder del dinero de los proyectos grandes, de los políticos y de funcionarios de mayor jerarquía, logra que los informes que exige la ley para una licitación, para asignar un contrato, ejecutarlo, modificarlo, fiscalizarlo, etc. se hagan de la vista gorda para maximizar el costo del Estado a favor de contratistas y facilitadores de irregularidades. Es ése el caso del proyecto Carrizal-Chone? Lo que sí se sabe es que ha tumbado ministros de Economía (José Serrano y José Jouvín) y a otros funcionarios que no estuvieron dispuestos a franquear el paso a procedimientos ilegales o poco éticos. Así mismo, fuentes de esta investigación sostienen que hay quienes han sido nombrados exclusivamente para firmar informes requeridos en el procedimiento, y que, como es de suponer, han recibido su tajada del sobreprecio, en dinero o en favores (cargos, subcontrataciones en la misma obra, etc.). Potenciales beneficiarios del proyecto ya lo dijeron: Las organizaciones de campesinos de los valles de los ríos Portoviejo, Carrizal y Chone no queremos más la corrupción de las empresas extranjeras que ha arrastrado la imagen de trabajo y honestidad de los manabitas, sino que las obras que se realicen en la provincia se las haga con transparencia (El Comercio, 21 de septiembre de 2007). En qué consiste el Sistema Carrizal Chone? El proyecto de Propósito Múltiple Carrizal-Chone es la fase II del Proyecto integrado Chone-Portoviejo, cuya primera fase fue construida en 1971, con el nombre de Proyecto de Propósito Múltiple Poza Honda. Consiste en la presa La Esperanza y el área de riego Carrizal- Chone de ha, según la Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí, (CRM) (www.crm.gov.ec/ pages/integrado_chone.htm). Los objetivos de estos proyectos, que son parte del Plan Integral de Desarrollo de los Recursos Hídricos de la provincia de Manabí (Phima), definido en 1986, son: lograr el desarrollo integral de la provincia, atendiendo las necesidades básicas de la población, como el suministro de agua potable; alcantarillado sanitario; riego para el desarrollo de la agroindustria, agricultura, ganadería y pesca; infraestructura básica y abastecimiento de agua para el turismo; protección de la calidad de aguas, manejo de cuencas para la conservación del medio ambiente, etc., resolviendo la carencia de agua en períodos secos y mitigando los efectos de las inundaciones en invierno. El proyecto Carrizal-Chone riega ha productivas y habilita ha de vocación camaronera. El sistema está <16> GESTIÓN N 1604 formado por una red presurizada de tuberías que aprovecha la presión hidrostática del agua represada en el embalse La Esperanza. Nace en una toma de agua de este embalse artificial, transporta el agua hasta el tronco común, el cual conecta con la red de distribución primaria, de donde se desprende la red secundaria con 790 puntos de entrega para los productores usuarios del sistema, lo que se va a instrumentar, según CRM. Además de la obra pública, el CRM se ha comprometido a garantizar que mejore el nivel de vida de los productores, pero el Programa de Desarrollo Agrícola ha cumplido apenas horas/hombre de capacitación, de enero de 2004 a marzo de 2005, y no especifica nada para el período marzo 2005 hasta la fecha, y según las fuentes está abandonado. La Compañía Carrizal- Chone S. A. tiene a su cargo la administración del sistema de riego. Primera y segunda etapas? El CRM no especifica en su información pública en qué se diferencian la primera etapa de la segunda; sin embargo, esa división de etapas está debidamente sustentada. Entre 1996 y 1998, la asociación de consultoras Tams-PBI-Platec, que ejecutó los diseños definitivos del proyecto, estimó un presupuesto referencial para la totalidad de la obra $ 185,6 millones. En 2002, el estudio actualizado de la consultora ecuatoriana Integral planteó la ejecución del proyecto en dos etapas, plenamente identificadas, manteniendo el diseño del proyecto y preparó las bases de la licitación de la primera etapa. Durante la ejecución de la primera etapa, la empresa fiscalizadora Engevix- Acolit propuso el cambio de diseño de canales abiertos a tubería de baja presión, una excelente sugerencia técnica, según los conocedores. El presupuesto ejecutado de la primera etapa se contrató por $ ,87 con Odebrecht-Hidalgo & Hidalgo (O- HH), en la modalidad de canales abiertos, aunque posteriormente el diseño se ajustó a tubería de plástico reforzado para fibra de vidrio (PRFV). Aunque la empresa fiscalizadora Engevix-Acolit justificó el cambio con consideraciones técnicas e incluso argumentó que habría un ahorro de $ en la obra, el uso de PRFV no fue de kg, sino de kg, con lo cual el costo de este rubro pasó de $ presupuestados a $ , lo cual llevó a que la primera etapa terminase costando $ , según lo reporta la Comisión manabita. Tan vinculada está la empresa fiscalizadora con la constructora que, sin cobrar nada en el presupuesto oficial del proyecto, hizo los diseños completos de los estudios de las dos etapas, cuando su obligación contractual era el análisis y evaluación de los estudios existentes, como observa la Comisión Ad Honórem. La segunda etapa, presupuestada inicialmente en $ 102,8 millones para la obra civil, con las obras complementarias, podría quedar en $ 132 millones, de acuerdo a las conclusiones de la mencionada comisión, pero eliminado el sobreprecio, la nueva oferta económica del consorcio O-HH es hacer el contrato por $ 85 millones para la obra civil. En total, las dos etapas podrían costar unos $ 215 millones. El control legal agujereado La comisión manabita evalúa la resolución de la Junta Directiva del CRM de realizar la licitación para la etapa II, fundamentándose en la Ley 77 que declara obra emergente a la obra; es decir, eximiéndola de una gran cantidad de procedimientos precontractuales en razón de la emergencia, puesto que la Ley de Contratación Pública agilita los contratos... que sean necesarios para superar emergencias graves que provengan de fuerza mayor o caso fortuito y que solo sirvan para solucionar los daños que hayan producido.... Carrizal-Chone es un proyecto prioritario para el desarrollo, pero al momento de la resolución (10 de febrero de 2006) no había ninguna catástrofe relacionada con el riego. Sobre esta situación de emergencia, el informe del procurador síndico, Dr. Rigoberto Carvallo (8 de mayo de 2006) señala que... sí se fundamentaron en la Ley 77 para sustentar la Licitación para la contratación de la II etapa del Sistema Carrizal-Chone... y que el proceso de la licitación... no ado- ZONA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO CARRIZAL-CHONE FUENTE: CRM, INFORME DE LA COMISIÓN MANABITA. Elaboración: Mary Frances King. GESTIÓN N 160 <17>5 lece de nulidad o de algún vicio o carencia de solemnidad sustancial, que pudiera afectar su validez jurídica y legalidad..., puesto que dada la declaración de emergencia cumplieron hasta en demasía los procesos. Pero la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado le confiere la facultad de presentar informes razonados y motivados sobre aquellos contratos que celebren las instituciones del Estado (art. 3 f). Los contratos celebrados sin un informe de la Procuraduría o sin incorporar los temas de fondo del informe no son válidos. El rol de la Procuraduría es velar porque los contratos sean de beneficio para el Estado, entonces, por qué pasar por alto la declaratoria de emergencia? Más aún cuando hubo denuncias de sobreprecios en la primera etapa y se toma esa etapa como referencia para el cálculo del costo de la segunda etapa, que hasta la contratista acepta que se podía hacer por $ 18 millones menos. Entonces, dónde quedó el rol de la Procuraduría de certificar que el contrato era de beneficio para el Estado? Con respecto a la suscripción y vigencia del contrato, el procurador Dr. José María Borja (oficio Nº , junio 2006) señaló que la suscripción del contrato para la implementación de la Segunda Etapa del Sistema Carrizal-Chone deberá llevarse a cabo una vez que se haya celebrado el contrato de crédito con el Banco del Estado. En este dictamen se apega a la Ley de Contratación Pública que señala que ningún contrato de obra se puede firmar sin la existencia del financiamiento para la obra (art. 15). Posteriormente, el mismo procurador cambia el sentido del informe, (oficio Nº , 20 de noviembre de 2006) considera que no existe impedimento legal para que el CRM suscriba el contrato de construcción de la Segunda Etapa del Sistema Carrizal-Chone, condicionando su vigencia a la fecha de suscripción del contrato de financiamiento y a la entrega del anticipo contractual. Pero ésta es una tergiversación de la ley, que exige tener financiamiento seguro, previo a ningún contrato de obra. RECUADRO 1 PERLAS DE LA INVESTIGACIÓN Meritorio... la designación por el ex ministro de Economía, Ricardo Patiño, de una comisión de ingenieros manabitas para la revisión del proyecto Carrizal-Chone II Etapa, lo cual permitió contar con un análisis independiente que ahorra $ 18 millones al Estado. Gigante... el peso moral de esa comisión formada por: Ing. Bolívar Ávila, Ing. Armando Cevallos, Ing. Édgar Menéndez, Ing. Othón Zevallos e Ing. Susana Dueñas. Trascendente... la decisión de Dueñas y Zevallos de realizar el análisis de precios unitarios en el contrato de la II etapa, pues eso permitió dimensionar el sobreprecio. Excelente... la transparencia del Ministerio de Economía al publicar este informe en la web (www.mef.gov.ec/portal/page?-pageid=37, dad=portal8schema=portal). Conocida... la figura del abogado de la Constructora Norberto Odebrecht, doctor Heinz Moeller, ex canciller, ex ministro de Gobierno, ex presidente del Congreso. Cuestionable... la negativa de Odebrecht a conceder una entrevista personal a GESTIÓN (la mandan por escrito). Atrevido el desplante del funcionario de Odebrecht, Ricardo Boleira, al presidente Correa cuando anunció que se pararía el contrato: Estamos aquí hace veinte años, el gobierno va a estar cuatro (Diario La Hora de Manabí, 19-jul-2007). Vieja práctica la de que si no cambia el informe, se cambia el funcionario... Como director de Estudios del BCE, el economista Diego Mancheno cuestionó los costos de la II etapa y varias irregularidades. Ante las presiones renunció. Otra vieja práctica: la de no cambiar el funcionario pero cambiar el informe... El Dr. José María Borja, ex procurador general del Estado, cambió su informe desfavorable (oficio Nº , jun-06) por informe favorable (oficio Nº , 20-nov-06). Puerta giratoria Se cambian de funciones pero no de objetivo. La economista Fabiola Calero, como funcionaria de Odebrecht, abogaba en el Banco Central por informes favorables al endeudamiento, luego aceptó la Subsecretaría de Crédito Público. De nuevo la vieja práctica de cambiar el funcionario y cambiar el informe. Informe desfavorable de la subsecretaria de Crédito Público, Ec. María de Lourdes Sandoval (Memorando SCP-COF , 26-jul-04) al viceministro Ramiro Galarza y ministro Mauricio Yépez. Informe favorable de la subsecretaria de Crédito Público Ec. María Eugenia Navarrete (Memorando MEF-SCP , 1-mar-05) a los mismos jefes. Tres presidentes al hilo Aunque hubiese irregularidades, la voluntad presidencial es que esto se haga: Decreto 2663 (23-mar-05) de Lucio Gutiérrez; Decreto 2180 (10- ene-07) de Alfredo Palacio; decisión de Rafael Correa de continuar con el contrato firmado por el gobierno anterior. Dicho popular... Los fondos se destinan a aceras y bolsillos, en referencia a los recursos que maneja la JRH, Junta de Recursos Hidroeléctricos de Jipijpa, Paján y Puerto López. Pregunta inocente Qué partido político ha dominado los municipios y/o prefecturas por años en la provincia de Manabí? El PSC. Rumor... Hubo funcionarios que favorecieron la ejecución del proyecto sin objetar las irregularidades, cuyos familiares se beneficiaron de trabajos en el área del proyecto, particularmente en el sector de la construcción. Qué son $ 18 millones?... Equivale a las remuneraciones de maestros en un año; a las de empleados del sector salud; al monto anual del bono de desarrollo humano de beneficiarios Trabajo de investigación GESTIÓN revisó unas 250 páginas en más de 30 documentos, mantuvo seis entrevistas para preparar el artículo. Quedaron pendientes entrevistas con la Contraloría, Superintendencia de Compañías y no se alcanzó a pedir con la Procuraduría y las administradoras de fondos del fideicomiso. <18> GESTIÓN N 1606 El control de obras pasado por alto En concreto: la primera etapa se contrató por $ ,87, pero se terminó pagando $ Una clara violación de la Ley de Contratación Pública, la cual señala, con respecto a la ampliación de obras, en su artículo 101 que la entidad contratante podrá disponer, durante la ejecución de la obra, hasta de 10% del valor actualizado o reajustado del contrato principal, para la realización de rubros nuevos, mediante órdenes de trabajo, sin los informes previos y empleando la modalidad de costo más porcentaje. O sea que la tolerancia de ampliación de obra daba hasta $ 107,4 millones, pero no a un monto 25,6% mayor, para lo cual se requería un nuevo proceso de contratación pública. Por qué se aprobó el proyecto con canales de riego abiertos para cambiarlos a tubería? La empresa fiscalizadora adujo en sus informes que el cambio a tubería incluso bajaba los costos, cuando en realidad se incrementaron en más de 25%. Muchos en Manabí se preguntan si es justo que una fiscalizadora se equivoque de esa manera y continúe fiscalizando la segunda etapa. La Contraloría no dijo pío sobre el respeto a la Ley de Contratación Pública en este caso; en sus informes tampoco denuncia sobreprecios. O sea, no cumplió su rol. La pregunta es si los intereses en juego son demasiado grandes y debe hacerse de la vista gorda. Este incremento de 25% en el costo de la etapa I, por lo visto, no ha merecido observación alguna para las compañías contratistas, pues ellas mismas participan y ganan la etapa II. Los hechos de que la etapa I debía irrigar ha y solo irriga ha, que faltan tomas de agua para 700 fincas y que se haya abandonado la promoción agrícola, tampoco han importado nada para los organismos de control, y las mismas contratistas incumplidas se presentan a la etapa II y ganan. Cómo es posible esto cuando, por incumplimientos o cambios mucho menores, constructores de empresas grandes, medianas y pequeñas constan RECUADRO 2 INSISTENCIA ANTE LA CAF en la lista de contratistas incumplidos de la Contraloría y no pueden participar en nuevos concursos? Eso, por supuesto, está bien si es que se incumplieron contratos. La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en su art. 31, inciso 17, señala que dicho organismo de control debe llevar un registro público de contratistas incumplidos y adjudicatarios fallidos de todos los contratos que celebren las instituciones del sector público, en base a la solicitud y resolución emitida por la respectiva entidad contratante (énfasis de GESTIÓN). Si el CRM no lo hizo, para qué está el organismo de control? También cabe preguntarse por qué la Contraloría no se adhiere al menos a los criterios de las subsecretarías de Crédito Público y de Inversión Pública del Ministerio de Economía (Memorando MEF-SCP de 24 de abril de 2006 y MEF-SPIP- OFIC-ES , de 7 de julio de 2006) que, en definitiva, exigen que se realicen auditorías al CRM, se haga una evaluación externa de la primera fase del proyecto, se recuperen recursos con la facturación del agua entregada por el sistema de riego Pero no, la segunda etapa del proyecto cuenta con informe favorable de la Contraloría. Debe hacerse notar que hasta el cierre de esta edición, la Contraloría aún no ha concedido a GESTIÓN la entrevista solicitada en oficio el 21 de septiembre de Según se ha informado a esta revista, la entidad prepara un informe para el actual contralor, para atender el pedido de GESTIÓN. El control técnico reventado Un informe de la Dirección General de Estudios del Banco Central, DGE , del 13 de noviembre de 2006, firmado por el economista Diego Mancheno, destacaba que había otros informes de las subsecretarías de Crédito Público y de Inversión Pública, que ya cuestionaban la capacidad de ejecución del proyecto por parte de CRM, y recomendaban su reordenamiento para evitar que tramiten en forma recurrente recursos para obras que después quedan inconclusas o sin un aprovechamiento racional.... Dichos informes recomendaban contratar una auditoría independiente de la entidad y exigía que tomaran las acciones respectivas para la recuperación de los recursos a través de la facturación y cobro de los servicios que se encuentran operando desde 2003 y que se implemente el Plan de Desarrollo Agrícola, insumo básico para que el proyecto cumpla su objetivo. También sugerían un informe de evaluación ex post del proyecto en su primera fase, por una firma externa especializada, que comprendiera los ámbitos económicos, financieros, sociales y ambientales, la sostenibilidad y recuperación de la inversión. Solo con esto, se debía presentar el proyecto para la segunda fase. El economista Ramiro Galarza, que acaba de fracasar como número uno en la lista de candidatos nacionales de la UDC para la Asamblea Constituyente, en su rol de viceministro de Finanzas, buscó financiamiento para la etapa I del proyecto en la CAF (Oficio SGF , 15- jun-04), aunque se había negado poco antes (Oficio CAF-343, 28-may-04). Además, como delegado del ministro de Economía (Mauricio Yépez) ante el directorio del BdE, apoyó la concesión del crédito. Antes de ser viceministro de Finanzas, ocupó el puesto de director de Estudios del Banco Central, donde recomendaba continuar el proyecto. La CAF volvió a negar el financiamiento (oficio CAF , 26-jun-04) pues argumenta, en lo sustancial, que se trata de un proyecto en ejecución, con un contrato firmado por el CRM con la contratista, sin tener asegurado el financiamiento, lo que contraviene la Ley. La CAF en su evaluación vio el riesgo de que este proyecto redujera la irrigación para el proyecto de riego Sancán, en un valle cercano. Por cierto, el Ministerio del Ambiente no observa ese problema y el proyecto tiene todas las licencias y estudios ambientales. GESTIÓN N 160 <19>7 8 9 LA CRM RECONOCE CORRUPCIÓN SOSTENIDA... PERO QUIERE CAMBIAR Cuál es el estado de avance de la obra? En la primera etapa hay una capacidad de riego de ha. Lo que está funcionando ahora son alrededor de ha y de ésas solamente unas 700 ha tienen riego. El componente de desarrollo agrícola está retrasado y debe mejorar en términos de inversión y de gestión del agua. Con ese fin, la nueva administración de la CRM pretende ubicar recursos para este año y para el próximo. El hecho de que los constituyentes del fideicomiso de desembolso del crédito del BdE sean las empresas contratistas, es una debilidad de la CRM? Históricamente, es una debilidad de las instituciones regionales. Muchas veces el dinero destinado para pago de estas obras es desviado a otro tipo de obras, a pago de sueldos u otros. Con el fideicomiso se garantiza que los recursos del BdE vayan a sus destinatarios. Para la etapa II los constituyentes del fideicomiso serán la Odebrecht e Hidalgo-Hidalgo (no el CRM). El BdE va a desembolsar los recursos a ese fideicomiso, de tal manera que éste se encargue de administrar el dinero. Los constituyentes son también los beneficiarios; ellos recibirán el pago de sus valores de planilla de construcción directamente. La comisión manabita determinó un sobreprecio en la segunda etapa y se aceptó una rebaja de $ 18 millones, qué opina? Demuestra que había un sobreprecio. Eso lo aceptó la compañía constructora a tal punto que hizo la contrapropuesta reducida en $ 18 millones. Además, hay que incorporar hectáreas más y otras obras adicionales que puso en su oferta. No le llama la atención que Procuraduría y Contraloría no hayan mencionado este tema y que sea una comisión externa la que denuncie el sobreprecio? Hay un problema institucional a nivel nacional. No solamente ha sido Carrizal-Chone, también en el proyecto Toachi-Pilatón, redujeron como $ 60 millones; el proyecto Baba también fue reducido. Es decir, ha habido la práctica histórica en este tipo de contratos en detrimento del Estado y de todas las instituciones. Esta vez, el gobierno ha tomado los toros por los cuernos y está obteniendo frutos. De qué forma se está fortaleciendo la CRM? He sido muy claro, incluso con el presidente de la República, en que si esta institución no es fortalecida institucionalmente, no va a poder enfrentar ni administrar estos macroproyectos. Alrededor de $ 600 a $ 700 millones han sido invertidos en la provincia y la CRM tiene serios problemas institucionales. Hay 600 obreros que no están haciendo absolutamente nada y que necesitan ser liquidados. En ese sentido estamos trabajando. Además, la CRM tiene muchos problemas legales: por ejemplo, hicimos una denuncia ante la Procuraduría y logramos que se revoque un pago que tenía que hacer el Ministerio de Economía por $ 8 millones a una empresa fantasma. Ha habido procesos de corrupción sostenidos dentro de la institución que tienen que ser solucionados en el tiempo. Y si no hay un fortalecimiento interno de la gestión de la CRM no vamos a poder enfrentar estos problemas y proyectos de riego. La fiscalización hecha por Engevix-Acolit es independiente de la constructora? Particularmente, creo que no. En la primera fase hubo vínculos entre la fiscalización y la constructora. Por eso vamos a tener un equipo de supervisión para que controle el avance de los trabajos. En la segunda etapa, no habrá la corrupción que hubo en la primera? No podemos controlar todo, pero vamos a tratar de garantizar de que sea lo más transparente posible. Estamos llamando a los sectores ciudadanos interesados a una veeduría, es decir que ING. JAVIER VALENCIA, presidente ejecutivo del directorio del CRM. nosotros como CRM abriremos nuestros archivos para que haya un seguimiento ciudadano en este trabajo y logremos conjuntamente con los sectores interesados que la obra sea totalmente transparente. <22> GESTIÓN N 16010 EL MAYOR PRESTATARIO DEL BANCO DEL ESTADO ES EL GOBIERNO CENTRAL Augusto Ordóñez. La misión del BdE es la de financiar la ejecución de obras y prestación de servicios, posibilitar que las instituciones públicas y el gobierno nacional puedan realizar sus programas y proyectos. El proyecto Carrizal-Chone, al ser un sistema de riego, califica como objeto de financiamiento y no tiene restricción legal para recibir recursos. Se ha verificado que el solicitante sea sujeto de crédito, y en este caso el gobierno nacional a RECUADRO 3 BDE SIN LÍMITE PARA DAR CRÉDITO AL GOBIERNO El informe técnico del Banco Central, previo al dictamen del Directorio de este banco, señalaba que es preocupante el nivel de concentración de crédito del BdE con el gobierno central, 51%; con el MEF una cartera de $169,4 millones, que equivalen a 96,9% del patrimonio técnico constituido de la entidad..., etc. Al respecto, la Intendencia General de Bancos, consultada por GESTIÓN señaló que por la naturaleza del Banco del Estado la concentración de crédito con el gobierno no tiene tope como en los bancos privados, tiene un régimen propio de control (Art. 137 Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Monetario y Banco del Estado). La aprobación de los $ 85 millones para la segunda etapa del proyecto solamente bajaría el excedente de patrimonio técnico a $ 149,9 millones, sin afectar la solidez. través del Ministerio de Economía y Finanzas sí lo es. Se analiza si el BdE va a poder recuperar los recursos, para lo cual establece un fideicomiso de pago y cuando firma, el contrato se llama de crédito y fideicomiso en el que el fiduciario es el Banco Central (Cuadro 2). Para la concesión de crédito el BdE aplica procedimientos rigurosos establecidos en la Loreytf y en la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado. Esos controles fueron aplicados a las etapas I (financiamiento hasta $ 77 millones) y II (hasta $ 85 millones) y, en ambas, cuentan con cofinanciamiento de otras entidades. Uno de los requisitos del primer desembolso del segundo crédito es el acta de entrega recepción de la primera etapa; los demás desembolsos se realizan contra planillas de avance de obra. El banco, como entidad financiera, se limita a dar el financiamiento y a cumplir con lo que estipula el contrato de crédito, la responsabilidad de la ejecución y contratación de la obra es del CRM. Los cambios o incrementos en volúmenes de obra son auditados por la CUADRO 2 Contraloría. Una vez firmado el contrato hay que operar el crédito y entregar los recursos si los requisitos se cumplieron. Está previsto, en el contrato de crédito, que el BdE no hará directamente los desembolsos al CRM, sino a la empresa constructora a pedido de CRM. De acuerdo a los procedimientos del BdE, en el contrato se puede poner que los recursos se entregarán al prestatario, al beneficiario o al ejecutor, eso es asunto de conveniencia. CARTERA DEL BANCO DEL ESTADO A FAVOR DEL GOBIERNO NACIONAL ( ) Detalle (millones $) Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Ago. Incluido Var Carrizal-Chone Total cartera 238,7 260,2 248, ,3 327,5 412,5 - A favor del gobierno nacional 101,5 102,4 90,2 172,8 160,3 147,7 232,7 % participación 42,5% 39,4% 36,3% 51,9% 49,9% 45,1% 56,4% 6,5% FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS. Ec. Jaime Torres, gerente regional del Banco del Estado. Estas instancias del Estado (las subsecretarías del Ministerio de Economía y el Banco Central) pedían control, y el organismo de control, la Contraloría, no menciona siquiera la necesidad de ello! A todo el que revisa el caso le salta claramente a la vista que la Contraloría abdicó de su rol en un proyecto millonario. Es sabido que, sin el informe favorable de Contraloría, ninguna obra se recibe, continúa o peor, pasa a segunda etapa. Si hubiese esos informes de la entidad pública de control, las otras instancias estatales tal vez no habrían recomendado esta auditoría externa integral. Pero se trataba de un negocio de grandes proporciones. Esta revista conoció en su momento que el director de Estudios recibió tales presiones de sus jefes directos para cambiar el informe que facilite un dictamen favorable del Banco Central, que renunció sin cambiarlo. O firman o se van. Igual que sucedió a los ex ministros de Economía. Nadie en la Dirección General de Estudios del Banco Central quiso hacer un informe contrario, aunque sí les propusieron. Entonces, con la facultad que le asiste, el directorio, presidido por el economista Eduardo Cabezas, dio dictamen favorable aunque el informe técnico estuvo en contra. El gerente del GESTIÓN N 160 <23>11 Banco Central, Jorge Dávalos, admitió que el directorio emitió el dictamen favorable para el crédito, a pesar de que la Dirección General de Estudios recomendó lo contrario, dice la Comisión Ad Honórem. En efecto, de conformidad con la Ley de Régimen Monetario, el Ministerio de Economía solicita el dictamen favorable del Banco Central, y con esa base legal, el 20 de diciembre de 2006, el Directorio emitió dictamen favorable a las condiciones financieras del contrato de crédito por $ 85 millones destinados a cofinanciar la segunda etapa de Carrizal- Chone (El Comercio, 5 de agosto de 2007). La explicación, que dio el Ec. Jorge Dávalos a El Comercio, carece de sustento, puesto que hay dos leyes que contienen las normas para la contratación de financiamiento: el artículo innumerado a continuación del once de la Ley de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal (Loreytf) y la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control (Loafyc). En el caso de un crédito interno, como parte del procedimiento, la Subsecretaría de Crédito Público debe solicitar informe al Procurador General del Estado (control legal) y al Directorio del Banco Central (control técnico), y debe haber autorización de Odeplan (ahora Senplades) sobre la prioridad de la obra para el desarrollo. El rol del Banco Central es el control técnico, o sea que debe decir si la fuente de financiamiento y el costo son adecuados: ése es el sentido del informe. El informe del director general de Estudios DGE , máxima autoridad técnica de la institución, destaca con un cuadro muy claro que todos los préstamos de los organismos multilaterales de crédito a la República del Ecuador (con garantía del Estado), y que han sido dictaminados favorablemente entre enero-octubre de 2006, presentan una tasa interna de retorno (costo financiero global del crédito) inferior a la tasa de interés nominal (que no incluye todos los costos financieros) que estaría fijando el Banco del Estado (BdE) en el contrato para CUADRO 3 CONDICIONES DEL CRÉDITO Y FIDEICOMISO, SEGUNDA ETAPA CARRIZAL-CHONE (RESUMEN) Prestamista: Banco del Estado. Prestatario: Estado ecuatoriano, por medio de MEF. Beneficiario/ejecutor: Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí (CRM). Provincia: Manabí. Cantones: Bolívar, Tosagua, Chone y Junín. Monto: Hasta por $ 85 millones, Fondo Ordinario Sector Riego y Control de inundaciones. Interés nominal: 8,29% anual, reajustable trimestralmente. TIR del crédito: 8,29% anual. Interés de mora: 1,1 veces la tasa de interés vigente en el Banco del Estado. Plazo: 7 años, incluido un año de gracia. Plazo máximo de entrega Seis meses contados a partir de la fecha de suscripción del contrato de préstamo del 1er desembolso: y fideicomiso. Forma de pago: Retención automática de fondos de la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional. Frecuencia/Tabla amortización: Mensual / cuotas fijas. FUENTE: ART.2, DECRETO Nº 2180, REGISTRO OFICIAL 434 DEL 10 DE ENERO DE la segunda fase de Carrizal-Chone, de 8,29%, no competitivo. La tasa promedio de los créditos del BID es de 4,48%; del BIRF 6,08%; y de la CAF 7,3% (Cuadro 3). Otro argumento técnico es que propicia una alta concentración de pagos en la deuda del Estado, que sin este crédito ya es pesada para los años 2006 y Ante todas estas evidencias resulta inquietante preguntarse: qué estará pasando con los contratos petroleros, de telecomunicaciones, construcción vial, aeroportuaria, portuaria, con esa calidad de organismos de control? Si éstos no retoman el rol que abandonan frente a las obras de elevado monto, qué va a pasar con los proyectos hidroeléctricos e hidrocarburíferos que se van a construir con recursos del Feiseh? La corrupción alcanza el nivel que los países permiten. La ciudadanía debe cambiar esto. Los proyectos CUADRO 4 CUADRO DE OFERTAS DE CONSTRUCTORAS PARA LA ETAPA II CARRIZAL-CHONE Propuesta evaluada = (VCP x 0,80) / PMV+(0,2+PO)/PM PMV (millones): 102,9 $, PM (meses): 30 Oferente VCP PO (millones $) (meses) PE Consorcio COLEC 105,5 26 0,994 GyM S.A. 106,7 30 1,03 Asoc. Odebrecht-H&H 102,9 24 0,96 PE: PROPUESTA EVALUADA. PO: PLAZO OFERTADO. PM: PLAZO MÁXIMO. PMV: PRECIO MENOR DE VENTA. VCP: VALOR DEL CONTRATO PROPUESTO. FUENTE: CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT. prioritarios deben hacerse con escrúpulo en el uso de fondos públicos. Odebrecht responde preguntas, no da entrevista La entrevista solicitada a la contratista por GESTIÓN no fue atendida personalmente. Sobre las preguntas realizadas respondieron en qué consistían la primera y la segunda etapas de la obra, distinguiendo la una de la otra en detalle. Sobre la finalización de la primera etapa destacan dos documentos: acta de recepción provisional (feb. 06) y definitiva (oct. 06), que dan cuenta del pleno cumplimiento de cada ítem del contrato. Sobre el sobreprecio detectado por la comisión manabita, responden que O-H H resultó adjudicada con la construcción de la obra luego de ganar una licitación internacional (Cuadro 4) y que cuentan con los análisis y evaluaciones de todos los organismos de control y de CRM. Las bases de la licitación partían de un presupuesto referencial de casi $ 104 millones y ellos ganaron con una oferta de $ 102,8 millones. A la pregunta de si la ejecución de la obra con $ 18 millones menos la ejecutarán a pérdida, responden que ése es un tema interno de las empresas contratistas. La empresa deja constancia de que, superada la situación, la Constructora Norberto Odebrecht y el gobierno nacional trabajan en armonía y de acuerdo a los contratos. <24> GESTIÓN N 160 Mostrar más
POR ENMA REYES ereyes@lahora.com.gt En su despacho, ubicado en el piso 18 del edificio del Ministerio de Finanzas, Centeno toma los documentos y uno a uno explica los términos en que se impulsarán tres Más detalles Reglamento del Crédito FINAPRO TABLA DE CONTENIDO
Reglamento del Crédito FINAPRO Reglamento del Crédito FINAPRO TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO del PROGRAMA DE CREDITO FINAPRO...1 1.1. OBJETIVO GENERAL...1 1.2. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO...1 1.3. Más detalles Minuta de contrato de fiducia mercantil irrevocable para la administración y pago de los recursos recibidos a título de anticipo, celebrado entre y
Colombia Compra Eficiente tiene como función diseñar e implementar documentos estandarizados y especializados por tipo de obra o servicio que se requieran por los partícipes del sistema de compras y contratación Más detalles SISTEMA DE INCENTIVOS PARA VIVIENDA - SIV INSTRUCTIVO PARA LA CALIFICACION DE OFERENTES DE VIVIENDA EN TERRENO PROPIO ENERO 2012
SISTEMA DE INCENTIVOS PARA VIVIENDA - SIV INSTRUCTIVO PARA LA CALIFICACION DE OFERENTES DE VIVIENDA EN TERRENO PROPIO ENERO 2012 Con el fin de impulsar la participación del sector privado en el Sistema Más detalles REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO DECRETO EJECUTIVO Nº 25. (De 11 de agosto de 2008)
1 REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO DECRETO EJECUTIVO Nº 25 (De 11 de agosto de 2008) "POR EL CUAL SE MODIFICA EL REGLAMENTO PARA EL DESEMBOLSO DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Más detalles República de Panamá Ministerio de Economía y Finanzas Dirección de Crédito Público. Manual de Organización y Funciones
República de Panamá Ministerio de Economía y Finanzas Dirección de Crédito Público Manual de Organización y Funciones Diciembre 2012 Página I Introducción 3 II Base Legal 4 III Objetivo y Funciones de Más detalles TOPSEG S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS
TOPSEG S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS 2013 SEGURO DE FIANZAS CONCEPTO DE FIANZA --------------------------------------------------- El Código Civil en el Art. 2262 define a la Fianza: Fianza es Más detalles REGLAMENTO DE SEGUROS DE LA CANCILLERIA.
REGLAMENTO DE SEGUROS DE LA CANCILLERIA. Acuerdo Ministerial No. 194. RO/ 230 de 12 de Julio de 1993. DIEGO PAREDES PEÑA Ministro de Relaciones Exteriores Considerando: 1.- Que no existe normas que regulen Más detalles INSTRUCTIVO PARA APROBACIÓN DE PROYECTOS DE MUNICIPIOS PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR SUBSECRETARIA DE ORGANIZACIÓN MÉTODOS Y CONTROL
INSTRUCTIVO PARA APROBACIÓN DE PROYECTOS DE MUNICIPIOS PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR SUBSECRETARIA DE ORGANIZACIÓN MÉTODOS Y CONTROL 1 INSTRUCTIVO PARA APROBACIÓN DE PROYECTOS DE MUNICIPIOS ANTECEDENTES.-... Más detalles MANUAL DE OPERACIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCiÓN Y SANEAMIENTO VICEMINISTERIO DE CONSTRUCCiÓN y SANEAMIENTO PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL MANUAL DE OPERACIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL LIMA, Más detalles SECRETARÍA DE FINANZAS
11 de agosto de 2006 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 17 SECRETARÍA DE FINANZAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS OTORGADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS Y CELEBRACIÓN DE CONTRATOS Más detalles Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 29064 - Ley de relanzamiento del Banco Agropecuario - AGROBANCO
Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 29064 - Ley de relanzamiento del Banco Agropecuario - AGROBANCO DECRETO LEGISLATIVO Nº 995 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO: Mediante Ley Nº 29157 el Más detalles III REUNIÓN CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN
III REUNIÓN CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN El Estado de Guatemala, como parte de su política Gubernamental cuenta con una estructura legislativa que le permite normar, controlar, Más detalles INTRODUCCIÓN. El Proyecto de vinculación universitaria para promover y gestionar créditos al amparo de
INTRODUCCIÓN El Proyecto de vinculación universitaria para promover y gestionar créditos al amparo de esquema simplificado de crédito PYME digital 250, surge el 15 de marzo de 2001, cuando el Banco Nacional Más detalles La Gaceta REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE PRÉSTAMOS CON GARANTÍA DE LAS APORTACIONES
REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE PRÉSTAMOS CON GARANTÍA DE LAS APORTACIONES ARTICULO 1 CAPITULO I DE LA CREACION Créase el Programa de Préstamos con Garantía de las Aportaciones de los afiliados activos al Régimen Más detalles Grupo Funcional Gobierno
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Otorgamiento de Créditos a Actividades Empresariales y Comerciales Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 12-2-06G1C-02-0394 GB-076 Criterios de Selección Más detalles La Gaceta CAPITULO III OBJETIVO REGLAMENTO DE PRÉSTAMOS PARA LA CONSOLIDACION DE DEUDA ARTICULO 3 CAPITULO I DE LA CREACION
REGLAMENTO DE PRÉSTAMOS PARA LA CONSOLIDACION DE DEUDA CAPITULO III OBJETIVO CAPITULO I DE LA CREACION ARTICULO 1.- El Programa Opcional para la Consolidación de Deudas del Trabajador Hondureño fue aprobado Más detalles INSTRUCTIVO: MANEJO DE ANTICIPOS
1. Objetivo PROCESO: ADQUISICIONES Página: 1 de 6 Establecer los lineamientos y directrices para que los interventores contratados y/o supervisores designados, ejerzan un control y seguimiento en el manejo Más detalles En uso de las atribuciones de que se halla investido RESUELVE:
REGLAMENTO DE CONTRATACION DE SEGUROS DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL -ESPOL- El Consejo Politécnico de la Escuela Superior Politécnica del Litoral "ESPOL" CONSIDERANDO: Que, el Art. 74 Más detalles Finanzas para el desarrollo en Ecuador: retos y desafíos. Septiembre 2015
Finanzas para el desarrollo en Ecuador: retos y desafíos Septiembre 2015 Contenido 1 Marco legal 2 Situación actual del crédito 3 Inclusión financiera 4 Generando capacidades movilizadoras para las finanzas Más detalles BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI) REGLAMENTO GENERAL DE INVERSIONES
BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI) REGLAMENTO GENERAL DE INVERSIONES El presente Reglamento establece las normas y procedimientos para las inversiones que realice el Banco Hondureño Más detalles GUIA PARA EL MANEJO DEL ANTICIPO
GUIA PARA EL MANEJO DEL ANTICIPO I. OBJETIVO Orientar al contratista y al interventor/supervisor sobre los aspectos generales y las recomendaciones a seguir para el adecuado manejo de los recursos públicos Más detalles Manual para la Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Tabla de Contenido Presentación 3 1 Reseña Histórica 4 2 Objetivos. 4 3 Alcance. 4 4 Procedimientos para el Conocimiento de los Principales Actores 5 5 Metodología y Mecanismos para Detectar Operaciones Más detalles RESOLUCIÓN Nº 074-015/04.
POR LA QUE SE REGLAMENTAN LAS INVERSIONES FINANCIERAS DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL. VISTO: El Decreto Nº 3.362 del 14 de setiembre de 2004 que deroga el Decreto Nº 9.789 y excluye del alcance de las Más detalles LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA: LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA EN TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
8149 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA: LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA EN TECNOLOGÍA AGROPECUARIA CAPÍTULO I CREACIÓN DEL INSTITUTO ARTÍCULO 1.- Créase Más detalles RESUMEN EJECUTIVO. Examen Especial a las operaciones administrativas y financieras, incluidas denuncias
RESUMEN EJECUTIVO EQUIPO AUDITOR Supervisor: Lic. José Igllón Carrillo Jefe de Equipo: Ing. Rocío Zapata Batlle Operativos: Apoyo: ENTIDAD: Ing. Mayra Cabrera Arq. Vanesa Guerrero Facultad de Ciencias Más detalles REGLAMENTO ORGANIZACION INSTITUTO PROMOCION EXPORTACION INVERSION
REGLAMENTO ORGANIZACION INSTITUTO PROMOCION EXPORTACION INVERSION Decreto Ejecutivo 776 Registro Oficial 459 de 31-may-2011 Ultima modificación: 20-jun-2013 Estado: Vigente Rafael Correa Delgado PRESIDENTE Más detalles DIRECCIÓN LEGISLATIVA -CONTROL DE INICIATIVAS-
CONGRESO DE LA REPUBLICA GUATEMALA, C. A. DIRECCIÓN LEGISLATIVA -CONTROL DE INICIATIVAS- NUMERO DE REGISTRO 4583 'FECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 11 DE OCTUBRE DE 2012. 'INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL Más detalles Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Por el cual se crea el Fondo Adaptación
REPUBLICA DE COLOMBIA Ministerio de Hacienda y Crédito Público Por el cual se crea el Fondo Adaptación EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, Más detalles Reglamento de Préstamos
Asociación Solidarista de Empleados del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ASETEC) Reglamento de Préstamos Capítulo I Políticas generales Artículo 1 El sistema de crédito de la ASETEC tiene como propósito Más detalles REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO
REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO LA PAZ BOLIVIA OCTUBRE DE 2012 1 REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÙBLICA Más detalles 1.10 GERENCIA DE FINANZAS Y OPERACIONES
Objetivo: 1.10 GERENCIA DE FINANZAS Y OPERACIONES Administrar y canalizar los recursos financieros de la Institución hacia aquellas actividades productivas, que permitan cumplir con la misión que por ley Más detalles REGLAMENTO DE CREDITO CAPITULO I DE LA COMISIÓN DE CREDITO
REGLAMENTO DE CREDITO CAPITULO I DE LA COMISIÓN DE CREDITO Art. 1.- La Cooperativa concederá Préstamos a través de la Comisión de Crédito, a los Socios para: Adquisición de Vivienda, Adquisición de Terreno, Más detalles MODELO PARA LA DETERMINACION DE COSTOS DE EMISION DE VALORES EN BOLSA. www.camara-emisores.com
MODELO PARA LA DETERMINACION DE COSTOS DE EMISION DE VALORES EN BOLSA www.bolsacr.com www.fcca.co.cr www.camara-emisores.com 2 MODELO PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS ASOCIADOS CON LA EMISIÓN Y COLOCACIÓN Más detalles ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 26 DE JUNIO DE 2013.
LEY DE DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 26 DE JUNIO DE 2013. Ley publicada en el Suplemento No. 1 del Periódico Oficial del Estado de Colima, el sábado Más detalles INFORMATIVA SOBRE EL REAL DECRETO-LEY 17/2014, DE 26 DE DICIEMBRE,
CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE EL REAL DECRETO-LEY 17/2014, DE 26 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ENTIDADES LOCALES Y OTRAS DE CARÁCTER ECONÓMICO. En el Más detalles DECRETO NUMERO 1737 DE 1998. (agosto 21)
DECRETO NUMERO 1737 DE 1998 (agosto 21) por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que Más detalles MANUAL DE CREDITOS POR LIBRANZA
FECHA : MARZO 29 DE 2012 ELABORO: COORD PLANEACION E INVENTARIO REVISO Y APROBO GERENTE MANUAL DE CREDITO POR OPERADOR MANUAL DE CREDITOS POR LIBRANZA Pag 1 de 9 60.038.02-001-03 1. DEFINICION: OPERADOR Más detalles MONITOREO EMPRESAS MUNICIPALES
MONITOREO EMPRESAS MUNICIPALES CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Se encontraron catorce direcciones web de empresas municipales:. Elecaustro S.A. Más detalles INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORIA DE LA JUNTA DIRECTIVA Circular Básica Jurídica, Título Primero, Capítulo Noveno, numeral 7.7.1.2.1.xv EJERCICIO 2014.
INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORIA DE LA JUNTA DIRECTIVA Circular Básica Jurídica, Título Primero, Capítulo Noveno, numeral 7.7.1.2.1.xv EJERCICIO 2014. Aprobado en el Comité de Auditoría del 16 de febrero Más detalles INTRODUCCIÓN CONTRALORÍA GENERAL DEL RISARALDA. Control Fiscal con Responsabilidad Social
INTRODUCCIÓN En el ejercicio del Control Fiscal, competencia de la Contraloría General del Risaralda y dentro de los objetivos de calidad, se pretende consolidar un proceso de mejoramiento continuo de Más detalles SÍNTESIS EJECUTIVA PROGRAMA DE SEGURO AGRÍCOLA
GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE HACIENDA Dirección de Presupuestos SÍNTESIS EJECUTIVA PROGRAMA DE SEGURO AGRÍCOLA ELABORADA POR LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS JUNIO 2006 Ministerio de Hacienda Dirección Más detalles REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (RE-SABS) DE LA FUNDACIÓN CULTURAL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (RE-SABS) DE LA FUNDACIÓN CULTURAL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA OBJETIVO El objetivo del presente Reglamento Específico del SABS Más detalles PRODUCTOS FINANCIEROS NO TRADICIONALES
PRODUCTOS FINANCIEROS NO TRADICIONALES 1.- CAPITAL RIESGO Las Sociedades de Capital Riesgo son sociedades anónimas que invierten principalmente sus propios recursos en la financiación temporal de pymes Más detalles REGLAMENTO DE CONTRATACION DE SEGUROS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE
REGLAMENTO DE CONTRATACION DE SEGUROS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Acuerdo Ministerial 13 Registro Oficial 288 de 05-mar-2008 Estado: Vigente EL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS Considerando: Que Más detalles COMPENDIO DE NORMATIVA PRESUPUESTARIA
COMPENDIO DE NORMATIVA PRESUPUESTARIA CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS CAPITULO V ATRIBUCIONES DEL PODER LEGISLATIVO ARTICULO 122.- Corresponde al Poder Legislativo:... 8º Fijar el presupuesto Más detalles ESTADO DE RECOMENDACIONES AL 30 DE NOVIEMBRE 2015
ESTADO DE RECOMENDACIONES AL 30 DE NOVIEMBRE 205 NUMERO 24447 6 204 26/0/205 ENTRE EL 6 DE ABRIL DE 200 Y EL 30 DE ABRIL DE 204 Al Subgerente de Control de Gestión. Efectuará el monitoreo de las acciones Más detalles ANEXO III LINEAMIENTOS ESPECIFICOS DE PROGRAMACIÓN DEL GASTO SECCIÓN I GASTOS CORRIENTES, TRANSFERENCIAS Y DEUDAS
ANEXO III LINEAMIENTOS ESPECIFICOS DE PROGRAMACIÓN DEL GASTO SECCIÓN I GASTOS CORRIENTES, TRANSFERENCIAS Y DEUDAS Presupuesto de Gastos La asignación presupuestaria de gastos debe observar lo siguiente: Más detalles ASUNTO: Estudio de conveniencia para la contratación de la actualización, instalación, soporte y mantenimiento del Sistema GALEON.
SUPERSOCIEDADES - BOGOTA Radicación No.:2010-01-276456 N.I.T. / C.C. : 899999086 Expediente : 36241 Nombre : SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Dependencia : DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y DESARROLLO Trámite : Más detalles CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (IDEPA) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (IDEPA) Y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Resolución de 29 de julio de 2014, de la Consejería de Economía Más detalles MANUAL DE CREDITOS POR LIBRANZA
FECHA : Mayo 09 de 2013 CODIGO: 30.027.05-029-07 ELABORO: COORD PLANEACION E INVENTARIO REVISO Y APROBO GERENTE MANUAL DE CREDITO POR LIBRANZA MANUAL DE CREDITOS POR LIBRANZA Pag 1 de 9 60.038.02-001-03 Más detalles FONDO DE CAPITAL DE LANZAMIENTO DE NUEVOS NEGOCIOS EN LA PROVINCIA DE BURGOS PARA EL 2009
EMPRESAS III CREDITO TODO SIN FONDO DE CAPITAL DE LANZAMIENTO DE NUEVOS NEGOCIOS EN LA PROVINCIA DE BURGOS PARA EL 2009 Como complemento y refuerzo de los instrumentos financieros que se han puesto en Más detalles DIRECTIVA N 003 2005 MTC/14
+ MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRILES DIRECTIVA N 003 2005 MTC/14 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION, PRESENTACION Y APROBACION DE LA LIQUIDACION DEL Más detalles FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO -FOPA-
FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO -FOPA- I. EL SEGURO DE DEPÓSITOS COMO PARTE DE LA RED DE SEGURIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO A) Red de seguridad del sistema financiero El funcionamiento adecuado del sector Más detalles contratación administrativa
contratación administrativa Aunque forma parte de la gestión financiera, por la importancia que tiene en la ejecución del presupuesto de gastos, la contratación administrativa merece que se le dedique Más detalles REGLAMENTO DE LA CAJA PROVINCIAL DE COOPERACIÓN LOCAL
REGLAMENTO DE LA CAJA PROVINCIAL DE COOPERACIÓN LOCAL Artículo 1. Creación de la Caja Provincial de Cooperación Local De conformidad con lo dispuesto en el apartado 6.f) del artículo 30 del Real Decreto Más detalles Ficha Informativa de Proyecto 2015
MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas Coordinación General de Planificación Dirección de Planificación Intersectorial de la Movilidad Ficha Informativa de Proyecto 2015 PROYECTO: K005 MTOP - Más detalles VALORIZADOR PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS DE EMITIR VALORES EN EL MERCADO BURSÁTIL. www.camara-emisores.com
VALORIZADOR PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS DE EMITIR VALORES EN EL MERCADO BURSÁTIL www.bolsacr.com www.fcca.co.cr www.camara-emisores.com 2 VALORIZADOR PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE EMITIR Más detalles BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO JEFATURA DEL ESTADO
Núm. 101 Sábado 25 de abril de 2009 Sec. I. Pág. 36799 I. DISPOSICIONES GENERALES JEFATURA DEL ESTADO 6856 Real Decreto-ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar Más detalles DECRETO NÚMERO 29-2012 EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA CONSIDERANDO:
Aprueba las negociaciones que se indican, de los financiamientos orientados a la ejecución del Proyecto Rehabilitación de la Ruta Existente y Ampliación a Cuatro Carriles de la Ruta CA-2 Occidente. DECRETO Más detalles Mapeo de productos financieros
COOP57, SCCL Mapeo de productos financieros 2015 El objetivo de este documento es presentar los distintos servicios y productos financieros que tiene establecidos Coop57. Antes de pasar a describir las Más detalles DECRETO 2209 DE 1998 (octubre 29) Diario Oficial No. 43.423, del 6 de noviembre de 1998 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
DECRETO 2209 DE 1998 (octubre 29) Diario Oficial No. 43.423, del 6 de noviembre de 1998 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto Más detalles REGLAMENTO INTERNO DE CONTRATACIÓN DE SEGUROS EL H. CONSEJO PROVINCIAL DE LOJA CONSIDERANDO:
REGLAMENTO INTERNO DE CONTRATACIÓN DE SEGUROS EL H. CONSEJO PROVINCIAL DE LOJA CONSIDERANDO: Que, es necesario que el Honorable Consejo Provincial de Loja cuente con un instrumento jurídico interno para Más detalles DECRETO 2915 DE 1994 (Diciembre 31)
DECRETO 2915 DE 1994 (Diciembre 31) MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE NOTA DE VIGENCIA: Decreto derogado por el Decreto 1124 de 1999 Por el cual se organiza la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Más detalles REGLAMENTO A LA LEY QUE REFORMA LA LEY DE HIDROCARBUROS
REGLAMENTO A LA LEY QUE REFORMA LA LEY DE HIDROCARBUROS Decreto Ejecutivo 390 Registro Oficial 83 de 23-may-2000 Ultima modificación: 25-may-2004 Estado: Vigente Gustavo Noboa Bejarano PRESIDENTE CONSTITUCIONAL Más detalles MANUAL PARA EL CONTROL DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS Y BIENES FUNGIBLES DE LA AMSCLAE
MANUAL PARA EL CONTROL DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS Y BIENES INTRODUCCIÓN: El presente Manual de Inventarios constituye un instrumento de control complementario a las disposiciones legales relativas Más detalles DECRETO NÚMERO 53-2010 EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA CONSIDERANDO:
Disposiciones para la emisión, negociación, colocación, así como el pago del servicio de los bonos del tesoro de la República de Guatemala, y ampliación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Más detalles Índice Introducción... 3 Qué es el Mercado de Valores?... 4 Breve Historia del Mercado de Valores en Paraguay... 4
EL MERCADO DE VALORES PARAGUAYO Índice Introducción... 3 1. Qué es el Mercado de Valores?... 4 2. Breve Historia del Mercado de Valores en Paraguay... 4 3. Estructura del Mercado de Valores... 5 3.1. La Más detalles CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE ETAPA UAIE-0035-2009 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA INFORME Más detalles Ley que crea el Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica. Gaceta Oficial N 37.665 de fecha 04 de abril de 2003
Ley que crea el Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica Gaceta Oficial N 37.665 de fecha 04 de abril de 2003 La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela Decreta la siguiente, Más detalles Destinatarios Abogado Procurador Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado.
ID Jurisprudencia: 028925N06 Indicadores de Estado Nº Dictamen 28.925 Fecha 20-06-2006 Destinatarios Abogado Procurador Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado. Materia En demanda interpuesta Más detalles EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Ing. José Velásquez Peláez EL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO El Presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado que permite a las entidades lograr sus objetivos Más detalles Ficha Informativa de Proyecto 2015
MCDS - Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social Secretaría Técnica de la Junta de Regulación del Sector Financiero, Popular y Solidario PROYECTO: K011 MCDS - Fortalecimiento del sector Financiero Más detalles PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE ACREENCIAS
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE ACREENCIAS Dónde se verifica previamente si puedo cobrar mi acreencia? El acreedor deberá verificar que conste registrado en la página Web de BCE www.bce.fin.ec. De constar en Más detalles Graduandos: Nathaly Sofía Cedeño Quiroz Evelyn Verónica Vargas Duchitanga
AUDITORÍA DEL RUBRO CARTERA DE VIVIENDA DE UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR EL PERÍODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008. Graduandos: Nathaly Sofía Cedeño Quiroz Evelyn Más detalles ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 267
1 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 267 Celebrada por la Junta de Adquisiciones Corporativa, en las Oficinas Centrales del ICE, ubicadas en Sabana Norte de San José, a las catorce horas del martes 04 de diciembre Más detalles Que establece el Procedimiento para la Contratación de Operaciones de Crédito Público Interno y Externo de la Nación.
Decreto No. 1523-04 Que establece el Procedimiento para la Contratación de Operaciones de Crédito Público Interno y Externo de la Nación. ARTICULO 1. Antes de iniciar cualquier gestión encaminada a concertar Más detalles REGLAMENTACIÓN DE INVERSIONES
REGLAMENTACIÓN DE INVERSIONES I. DISPOSICIONES GENERALES La Caja de Seguridad Social invertirá sus recursos financieros mediante la selección de instrumentos y de entidades intervinientes, valorando prudentemente Más detalles INSTRUCTIVO: VALORAR INVERSIONES FINANCIERAS
INSTRUCTIVO: VALORAR INVERSIONES FINANCIERAS Página: 1 de 6 INSTRUCTIVO: VALORAR INVERSIONES FINANCIERAS INSTRUCTIVO: VALORAR INVERSIONES FINANCIERAS Página: 2 de 6 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL INSTRUCTIVO Más detalles (enero 28) Diario Oficial No. 49.047 de 28 de enero de 2014 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Por el cual se reglamenta la Ley 1698 de 2013.
Resumen de Notas de Vigencia NOTAS DE VIGENCIA: DECRETO 124 DE 2014 (enero 28) Diario Oficial No. 49.047 de 28 de enero de 2014 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Por el cual se reglamenta la Ley 1698 de 2013. Más detalles MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA. RECEPCIÓN, FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA. RECEPCIÓN, FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS OBJETIVO Que los contratos de Obra Pública y Servicios Más detalles REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. CAPÍTULO XIII De los Donativos
REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA CAPÍTULO XIII De los Donativos Artículo 182. Las dependencias y entidades que reciban donativos deberán destinarlos a los fines Más detalles Apuntes sobre la denominada deuda flotante en Guatemala
Apuntes sobre la denominada deuda flotante en Guatemala 1. Técnicamente, la deuda flotante no es lo que acá en Guatemala hemos entendido desde hace algunos años. En el sentido de la jerga técnica y en Más detalles BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. PRINCIPIOS DE GOBIERNO CORPORATIVO Y DETERMINACIÓN DE INDEPENDENCIA DE LOS DIRECTORES
BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. PRINCIPIOS DE GOBIERNO CORPORATIVO Y DETERMINACIÓN DE INDEPENDENCIA DE LOS DIRECTORES ACTUALIZADO: 30 de enero de 2015 El Gobierno Corporativo se refiere Más detalles 09/04/03 PROPUESTA DE CANJE A TENEDORES DE BONOS DEL TESORO, NOTAS BRADY Y LETRAS DE TESORERÍA
11/04/02 09/04/03 PROPUESTA DE CANJE A TENEDORES DE BONOS DEL TESORO, NOTAS BRADY Y LETRAS DE TESORERÍA VISTO: que el Estado está trabajando en un programa que contemple la evolución de la economía y posibilite Más detalles LA LEY 1508 DE 2012. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES. Comité de Infraestructura Cámara de Servicios Legales ANDI
LA LEY 1508 DE 2012. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES Comité de Infraestructura Cámara de Servicios Legales ANDI 21 de Marzo de 2013 Tabla de Contenido 1. Ámbito de aplicación de la Ley 1508 Más detalles ASAMBLEA CONSTITUYENTE
LA COMISIÓN DIRECTIVA CONSIDERANDO: Que, el Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea Constituyente, fue aprobado en sesión del Pleno de la Asamblea el 11 de diciembre de 2007 y publicado en el Suplemento Más detalles República de Colombia. libertad yorden. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio DECRETO NÚMERO' 161 DE 4
República de Colombia libertad yorden Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 5 FE 20 DECRETO NÚMERO' 161 DE 4 npor el cual se reglamenta el articulo 123 de la Ley 1450 de 2011 en lo que respecta a Más detalles EDUCACION FINANCIERA 1. QUE ES EL CORRETAJE DE SEGUROS 2. CUAL ES LA NATURALEZA DE LOS CORREDORES DE SEGUROS?
Contenido: 1 Que es el Corretaje de Seguros? 2 Cual es la naturaleza de los Corredores de Seguros? 3 Requisitos para ser un Corredor de Seguros 4 Que servicios prestan los corredores de seguros? 5 Como Más detalles HELM FONDO DE EMPLEADOS REGLAMENTO DE APORTES Y AHORROS
HELM FONDO DE EMPLEADOS REGLAMENTO DE APORTES Y AHORROS Por medio del cual se reglamenta el procedimiento o distribución del aporte mensual de los asociados a Helm Fondo de Empleados en ahorros permanentes Más detalles PROCESO DE CONTRATACION EN EL BANCO DE LA REPUBLICA MARCO NORMATIVO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
1 PROCESO DE CONTRATACION EN EL BANCO DE LA REPUBLICA MARCO NORMATIVO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Los artículos 371 a 373 de la Constitución Política regulan lo concerniente a la Banca Central. Precisamente, Más detalles DECRETO NÚMERol12 2. Por el cual se reglamenta el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas, FAER.
~t!~mi\'~\;.:g", ~. \!"!" M;. i., I!lOr+6P,t',~f~'!~\~'_tl4 República de Colombia MINISTERIO Libertod y Orden DE MINAS Y ENERGIA DECRETO NÚMERol12 2 (1 Por el cual se reglamenta el Fondo de Apoyo Financiero Más detalles DIARIO DE LOS DEBATES - PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DEL 2001
CONGRESO DE LA REPUBLICA Ley de Creación del Banco Agropecuario LEY Nº 27603 DIARIO DE LOS DEBATES - PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DEL 2001 CONCORDANCIAS: D.S. Nº 003-2002-AG LEY N 28590 R. SBS N 1765-2005, Más detalles ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA ADQUISICION DE DOS CERTIFICADOS DIGITALES DE SITIO SEGURO SSL.
ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA ADQUISICION DE DOS CERTIFICADOS DIGITALES DE SITIO SEGURO SSL. La Superintendencia requiere contratar la adquisición de dos certificados digitales de sitio seguro con Más detalles Ley de Creación de la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado, EMAPA "Regional la Estancilla" (Ley No. 2000-27)
Ley de Creación de la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado, EMAPA "Regional la Estancilla" (Ley No. 2000-27) EL CONGRESO NACIONAL Considerando: Que los habitantes de los cantones Junín, Bolívar, San Más detalles Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 2012.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 1 de 20 TABLA DE CONTENIDO PRESENTACIÓN... 3 MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN... 5 LAS ACCIONES Y LOS RESULTADOS RELEVANTES OBTENIDOS DURANTE EL PERIODO Más detalles La Fiscalización Electoral durante el Proceso Electoral 2015
La Fiscalización Electoral durante el Proceso Electoral 2015 El uso de los recursos públicos es un tema que despierta el interés de la sociedad, puesto que las buenas prácticas en materia de financiamiento Más detalles Ministerio de Hacienda Secretaría de Estado. Mensaje del Ministro. Entrega a la Honorable Asamblea Legislativa del Proyecto:
Ministerio de Hacienda Secretaría de Estado Mensaje del Ministro Entrega a la Honorable Asamblea Legislativa del Proyecto: CREACION DEL FIDEICOMISO DE REESTRUCTURACION DE DEUDA DE LAS MUNICIPALIDADES (FIDEMUNI) Más detalles INFORME DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN
INFORME DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN ENERO JUNIO, 2012 0 INFORME DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE ESPOL-TECH E.P. ENERO JUNIO 2012 De conformidad al Art. 11 numeral 4 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: resolución 
 resolución 
 artículo 101
 resolución 
e contrario
 RESOLUCIÓN 
 ARTÍCULO 1
 Artículo 1
 ARTÍCULO 7
 Artículo 1
 artículo 30
 Real Decreto 
 Artículo 182