Source: http://docplayer.fr/6871218-2-ccap-travaux-d-amenagement-du-sentier-d-interpretation-des-sources-de-la-vienne-et-du-belvedere-de-la-ligne-de-partage-des-eaux-au-mont-audouze.html
Timestamp: 2019-01-18 20:40:02+00:00

Document:
2- CCAP, Travaux d'aménagement du sentier d interprétation des sources de la Vienne et du belvédère de la ligne de partage des eaux au Mont Audouze - PDF
Download "2- CCAP, Travaux d'aménagement du sentier d interprétation des sources de la Vienne et du belvédère de la ligne de partage des eaux au Mont Audouze"
1 CCAP CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES SOMMAIRE Article premier - Objet du marché - Dispositions générales. 1.1 Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de l'entrepreneur. 1.2 Tranches et lots. 1.3 Travaux intéressant la défense. 1.4 Contrôle des prix de revient. Article 2 - Pièces constitutives du marché. Article 3 - Prix et mode d'évolution des ouvrages - Variation dans les prix - Règlement des comptes. 3.1 Répartition des paiements. 3.2 Tranche(s) conditionnelle(s). 3.3 Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de règlement des comptes, Travaux en régie. 3.4 Variation dans les prix. 3.5 Paiement des co-traitants et des sous-traitants. Article 4 - Délai(s) d'exécution - Pénalités et primes. 4.1 Délai(s) d'exécution des travaux. 4.2 Prolongation du délai d'exécution. 4.3 Pénalités pour retard - Primes d'avance. Comptes-rendus. Convocation 4.4 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux. 4.5 Délais et retenues pour remise des documents fournis après exécution. Article 5 - Clauses de financement et de sûreté. 5.1 Retenue de garantie ou de cautionnement. 5.2 Avance forfaitaire. 5.3 Autres avances.
2 5.4 Approvisionnements. Article 6 - Provenance, qualité, contrôle et prise en charge des matériaux et produits. 6.1 Provenance des matériaux et produits. 6.2 Mise à disposition de carrières ou lieux d'emprunt. 6.3 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits. 6.4 Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des matériaux et produits fournis par le Maître d'ouvrage. Article 7 - Implantation des ouvrages. 7.1 Piquetage général. 7.2 Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés. Article 8 - Préparation, coordination et exécution des travaux. 8.1 Période de préparation - Programme d' exécution des ouvrages. 8.2 Plan d'exécution - Note de calculs - Etude de détail. 8.3 Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail. 8.4 Organisation, sécurité et hygiène des chantiers. Article 9 - Contrôle et réception des travaux. 9.1 Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux. 9.2 Réception. 9.3 Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages. 9.4 Documents fournis après exécution. 9.5 Délais de garantie. 9.6 Garanties particulières. 9.7 Assurances. Article 10 - Dérogation aux documents généraux.
3 ARTICLE PREMIER : Objet du marché - Dispositions générales. 1.1 OBJET DU MARCHE - EMPLACEMENT DES TRAVAUX - DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) s'appliquent à l'ensemble des prestations afférentes à la réalisation de l'opération ci-après: Travaux d'aménagement d'aménagement du sentier d interprétation des sources de la Vienne et du belvédère de - tranche unique La description des ouvrages et prestations et leurs spécifications techniques particulières ( C.C.T.P.) sont contenu dans les documents qui lui sont annexés Domicile de l'entrepreneur. L entrepreneur fera connaître à la personne responsable du marché et au Maître d œuvre l'adresse du domicile qu'il a élu. 1.2 TRANCHES ET LOTS Les prestations visées à l'article 1.1. ci-avant constituent une tranche unique. Elles concernent deux lots: - Lot 1 aménagement extérieurs : nettoyage, nivellement, sols, petites restaurations d ouvrage ou de muret en pierre sèche, signalétique, mobilier extérieur, plantations. - Lot 2 Maçonneries Les travaux, ouvrages et prestations rattachés à ces lots sont définis par le C.C.T.P TRAVAUX INTERESSANT LA DEFENSE CONTROLE DES PRIX DE REVIENT.
4 ARTICLE DEUX : Pièces constitutives du marché. Les pièces constitutives du marché sont des pièces générales et des pièces particulières. Les pièces générales, bien que non jointes aux autres pièces constitutives du marché, sont réputées connues de l'entrepreneur. Les pièces particulières sont: -1 L'acte d'engagement auquel sont annexés les documents: Les erreurs de quantités, divergences ou ambiguïtés de toute sorte pouvant apparaître dans la décomposition du prix des travaux traités à prix forfaitaires ne peuvent en aucun cas conduire à une modification du prix forfaitaire porté dans l'acte d'engagement. -2 Le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP). -3 Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) -4 Reglement de la consultation (RC) -5 Détail Quantitatif Estimatif (D.Q.E.) Les pièces générales sont: - Les fascicules du cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) en vigueur à la date de la remise de l'acte d'engagement. - Les cahiers des charges et documents techniques unifiés (DTU) établis par le C.S.T.B., à défaut de C.C.T.G.. - Les avis techniques du C.S.T.B. et des assurances pour les procédés de construction, ouvrages ou matériaux donnant lieu à de tel avis. - Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret du 21 janvier 1976, et l ensemble des textes qui l ont modifié. Les pièces constitutives du marché prévalent, en cas de contradiction ou de différence, dans l'ordre où elles sont mentionnées ci-avant. ARTICLE TROIS : Prix et mode d'évaluation des ouvrages - Variation des prix - Règlement des comptes.
5 3.1. REPARTITION DES PAIEMENTS TRANCHES CONDITIONNELLES CONTENU DES PRIX - MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES ET DE REGLEMENT DES COMPTES - TRAVAUX EN REGIE L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution des travaux; il reconnaît avoir, notamment, avant la remise de son acte d'engagement: - pris connaissance complète et entière du terrain et de ses abords ainsi que des conditions d'accès et des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de tous éléments généraux ou locaux en relation avec l'exécution des travaux. - apprécié toute difficulté inhérente au site, aux moyens de communication, aux ressources en main d œuvre etc... - contrôlé les indications des documents du dossier d'appel à la concurrence. - s'être entouré de tous les renseignements complémentaires nécessaires auprès du Maître d œuvre et auprès de tous les services ou autorités compétents Prestations fournies par le Maître d'ouvrage Les ouvrages et prestations faisant l'objet du marché sont réglés: par application d un prix global forfaitaire Poursuite du marché en cas de dépassement du montant fixé. Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant fixé par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée à la conclusion d'un avenant VARIATION DANS LES PRIX.
6 3.5. PAIEMENT DES CO TRAITANTS ET DES SOUS TRAITANTS Désignation des sous-traitants en cours de marché. Si l'acceptation d'un ou plusieurs sous-traitants et l'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance ne résultent pas de l'acceptation de l'acte d'engagement, ils sont constatés par un avenant ou acte spécial signé par la personne responsable du marché et par l'entrepreneur qui conclut le contrat de sous-traitance; si cet entrepreneur est un co-traitant autre que le mandataire, l'avenant ou l'acte spécial est contresigné par le mandataire du groupement. L'avenant ou l'acte spécial indique: - la nature et le montant des prestations sous-traitées. - le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant. - les conditions de paiement du contrat de sous-traitance, à savoir:.les modalités de calculs et de versements des avances et acomptes..la date ou le mois d'établissement des prix..les stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses. - la personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 192 et 360 du code des marchés publics. - le comptable assignataire des paiements, et, si le traitant est payé directement. - le compte à créditer Modalités de paiement direct. Si plusieurs entrepreneurs sont chargés solidairement de l'exécution d'un ou plusieurs lots, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme à payer à chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de répartition des paiements prévues dans le marché. La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque co-traitant acceptation du montant de l'acompte ou du solde à lui payer directement à partir de la partie du décompte afférente au lot assigné à ce co-traitant. Pour les sous-traitants, le titulaire joint, en double exemplaires, au projet de décompte, une attestation indiquant la somme à régler par le Maître d'ouvrage à chaque sous-traitant concerné; cette somme inclut la T.V.A.. Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, l'acceptation de la somme à payer à chacun d'eux fait l'objet d'une attestation jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme à régler par le Maître d'ouvrage au sous-traitant concerné, cette somme inclut la T.V.A.. Si l'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du groupement, ce dernier doit signer également l'attestation.
7 ARTICLE QUATRIEME : Délais d'exécution - Pénalités et primes DELAIS D'EXECUTION. A compter la date fixée par l'ordre de service de commencer les travaux, les délais impartis sont les suivants: : 6 mois Les délais impartis englobent le repliement du matériel et le nettoyage des lieux. Ils englobent les périodes de congés payés. Les délais contractuels d'exécution commencent à courir: à la date d'effet de l'ordre de service général prescrivant l'ouverture du chantier. Le calendrier d'exécution indique le déroulement de l'exécution des prestations et, s'il y a lieu, les délais partiels impartis. Le délai de six mois prévu à l'article 46.6 du C.C.A.G. ne commence à courir qu'à partir de la date prévue par ledit calendrier pour l'exécution des travaux. Il est précisé pour l'application de l'article du C.C.A.G. que les délais stipulés ci-dessus sont indépendants de la période de préparation, en ce sens que leur point de départ peut se situer à l'intérieur ou à l'extérieur de cette période. L'entrepreneur est tenu, pendant le cours d'exécution, de maintenir sur le chantier les personnels, matériels et approvisionnements suffisants pour le respect des délais qui lui sont impartis PROLONGATION DES DELAIS D'EXECUTION A partir du moment où le calendrier d'exécution a été mis au point, l'entrepreneur est tenu de signaler au Maître d œuvre, par lettre recommandée, dans un délai de quinze jours toute circonstance ou évènement susceptible de motiver une prolongation du délai d'exécution. Toutes justifications nécessaires permettant au Maître d œuvre de reconnaître le bien-fondé des difficultés signalées doivent être fournies Pour permettre la constatation des journées d'intempéries pouvant donner lieu à prolongation du délai d'exécution, l'entrepreneur doit signaler au Maître d œuvre les journées qui n'ont pas été prévues au calendrier d'exécution et qui répondent aux dispositions de la loi du 21 octobre 1946 et / ou aux conditions ci-après:. eau : 4mm /jour. vent: 60 km/h. gel: 0 degré C à 10 heures.. neige: 1cm à 8 heures.
8 Tout retard constaté dans l'exécution des travaux et imputable à une entreprise ou un groupement d'entreprises prolonge le délai d'exécution pour les entreprises ou groupement d'entreprises non responsables et dépendant directement ou indirectement des travaux des entreprises ou groupements d'entreprises pénalisés PENALITES POUR RETARD DANS L'EXECUTION- PRIMES D'AVANCE- AUTRES PRIMES. COMPTES-RENDUS. CONVOCATION A défaut par l'entrepreneur d'avoir terminé les travaux dans le délai fixé, une pénalité de 1/1000 ème du montant H.T. du marché par jour calendaire de retard lui sera appliquée. Leur montant sera retenu sur les sommes dues à l'entrepreneur. Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise. Les réunions de chantier sont organisées par le maître d œuvre en concertation avec le maître d ouvrage et l entrepreneur REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX. Il est rappelé que les délais impartis englobent le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux. En conséquence, tout retard constaté sur ces opérations est sanctionné comme retard dans l'achèvement des travaux. En cas de retard dans ces opérations, et après mise en demeure par ordre de service, resté sans effet, il peut y être procédé par le Maître d'ouvrage, aux frais de l'entrepreneur DELAIS ET RETENUES POUR REMISE DES DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION. En cas de retard dans la remise des plans et autres documents visés à l'article 40 du C.C.A.G., une retenue égale à 75 par jour calendaire de retard est opérée dans les conditions stipulées à l'article 20.6 du C.C.A.G. sur les sommes dues à l'entrepreneur. Les plans et documents à fournir par l'entrepreneur entendent les plans et documents qu'il a établi ou qu'il a dû se procurer auprès de ses fournisseurs, à l'exclusion des documents dont la production incombe au Maître d œuvre. Les plans et documents à fournir par l'entrepreneur, en application de l'article 40 du C.C.A.G. sont les suivants: - plans des ouvrages exécutés. - plans de récolement et de repérage.
9 - certificats et attestations concernant les matériaux utilisés et notamment les agréments, classements, performances, et procès-verbaux d'essais,... Ces documents seront fournis en trois exemplaires. ARTICLE CINQ : Clauses de financement - Sûretés RETENUE DE GARANTIE. Il est appliqué sur les sommes dues à titre d'acompte une retenue de 5% destinée à garantir le Maître d'ouvrage du paiement des sommes dont ce dernier peut être créancier à un titre quelconque dans le cadre du marché AVANCE FORFAITAIRE AUTRES AVANCES APPROVISIONNEMENTS. ARTICLE SIX : Provenance, qualité, contrôle et prise en charge des matériaux et produits PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS. Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des produits, matériaux et composants de construction dont le choix n'est pas laissé à l'entrepreneur ou n'est pas déjà fixé par les pièces générales constitutives de marché ou déroge aux dispositions desdites pièces MISE A DISPOSITION DE CARRIERE OU LIEUX D'EMPRUNT CARACTERISTIQUES, QUALITE, VERIFICATION, ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX ET PRODUITS Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du C.C.A.G. et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des produits, matériaux et composants de construction à utiliser dans les travaux ainsi que les modalités de leur vérification, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives sur le chantier. Sauf accord intervenu entre le Maître d œuvre et l'entreprise sur des dispositions différentes, les vérifications de qualité sont assurées par un bureau de contrôle.
10 Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction font l'objet de vérifications ou de surveillance de fabrication dans les usines, ateliers, magasins et carrières de l'entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes. Sauf accord intervenu entre le Maître d œuvre et l'entreprise sur des modalités différentes, les vérifications et la surveillance sont assurées par un bureau de contrôle Le Maître d œuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché: - s'ils sont effectués par l'entrepreneur, ils sont rémunérés aux justifications des dépenses. - s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le Maître d'ouvrage En complément de l'article 23 du C.C.A.G. il est précisé que l'emploi des procédés, produits et matériaux non traditionnels ne peut être admis que sur présentation par l'entrepreneur de l'avis technique du C.S.T.B.. Dans tous les cas où un accord des assurances de responsabilité décennale est nécessaire, l'entrepreneur doit justifier de cet accord PRISE EN CHARGE, MANUTENTION ET CONSERVATION PAR L'ENTREPRENEUR DES MATERIAUX ET PRODUITS FOURNIS PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE. ARTICLE SEPT : Implantation des ouvrages PIQUETAGE GENERAL. Le piquetage général est effectué par le maître d œuvre avant le commencement des travaux. Ces travaux de piquetage et d implantation est facturé directement à l entreprise par le maître d oeuvre pour un coût précisé dans le détail estimatif PIQUETAGE SPECIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS OU ENTERRES.
11 ARTICLE HUIT : Préparation, coordination et exécution des travaux PERIODE DE PREPARATION- PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX. Pour l'application de l'article 28.1 du C.C.A.G., il est précisé qu'il y a une période de préparation d'une durée de vingt (20) jours, qui est indépendante du délai d'exécution des travaux. Cette période commence à courir le premier jour suivant la date notification du marché. Les obligations à satisfaire par l'entrepreneur pendant la période de préparation ne faisant pas obstacle à l'exécution de certains travaux, le délai contractuel d'exécution commence à courir à la date fixée par l'ordre de service d'exécuter les travaux même si cette date se situe à l'intérieur du délai de 20 jours mentionné ci-avant Les documents établis par l'entrepreneur (PLAN EXE ) au cours de la période de préparation des travaux sont soumis au visa du Maître d œuvre dix jours au moins avant l'expiration de la période de préparation Bureau de chantier Panneau de chantier. Dès l'ouverture du chantier, l'entrepreneur titulaire du lot 1 aménagement fait poser un panneau de chantier d une surface d au moins 1m2, fixé sur poteaux bois, répondant aux dispositions réglementaires. Le maître d œuvre fourni la maquette du panneau sous format informatique. La fabrication et la pose du panneau sont au frais de l entreprise du Lot PLANS D'EXECUTION - NOTES DE CALCULS- ETUDES DE DETAIL. Maîtrise d œuvre : mission de base sans EXE. L'entrepreneur qui a la charge des détails d'exécution les soumet avec les notes de calculs afférentes et les spécifications techniques détaillées, au visa du Maître d œuvre qui les lui retourne, avec ses observations au plus tard vingt (20) jours après leur réception MESURES D'ORDRE SOCIAL- APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL La proportion maximale des ouvriers de nationalité étrangère par rapport au nombre total des ouvriers employés sur le chantier est celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d'exécution des travaux La proportion maximale des ouvriers d'aptitude physique restreinte rémunérés au-dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total
12 des ouvriers de la même catégorie employés sur le chantier ne peut excéder 10% et le maximum de réduction possible de leur salaire fixé à 10% ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS. Le chantier est soumis aux dispositions de la section 1 du décret du 20/02/1992 concernant les plans d'hygiène et de sécurité. L entreprise devra tenir compte de ce qui suit : - des mesures doivent être prises pour intégrer la sécurité à l'égard des principaux risques courus par le personnel, tant dans les modes opératoires lors de leur définition, que dans les différentes phases d'exécution des travaux. En fonction du procédé de construction et du matériel utilisé, les moyens de prévention concernant d'une part, les chutes du personnel et de matériaux, d'autre part les circulations verticales et horizontales des engins, doivent avoir les équipements de protection individuels disponibles et utilisés. - prévoir des mesures pour les premiers secours aux accidentés et aux malades, - Les mesures concourant à une bonne hygiène du travail. Les entreprises prendront toutes les dispositions réglementaires qui sont réputées incluses dans leur offre. Elles devront réaliser leurs ouvrages en parfaite coordination. ARTICLE NEUF : Contrôles et réception des travaux ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX. L entreprise titulaire devra effectuer à sa charge les essais sous pression du réseau d adduction d eau potable, et de portance de voirie RECEPTION. La réception des ouvrages a lieu à l'achèvement de l'ensemble des prestations afférentes à l'exécution de l'opération visée à l'article premier. La date d'effet de la réception est celle de l'achèvement de l'ensemble des prestations afférentes à la réalisation de l'opération concernée. Elle comprend en outre la remise des plans de recolement MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGES Le Maître d'ouvrage entend faire exécuter par les entrepreneurs de son choix les travaux suivants en dehors des prestations définies par l'article premier du présent C.C.A.P. En conséquence, les ouvrages achevés ou non sont mis à sa disposition pendant le temps nécessaire à l'exécution desdits travaux dans les conditions précisées à l'article 43 du C.C.A.G..
13 Dans le cas d'entreprises non groupées, dès que l'une d'entre elles a achevé ses propres ouvrages, elle les met à la disposition du Maître d'ouvrage dans les mêmes conditions que celles visées au ci-avant, mais la réception a lieu comme indiqué au 9.2. ci-avant DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION. Les documents à fournir par l'entrepreneur après exécution, en application de l'article 40 du C.C.A.G. sont énumérés 4.5. ci-avant DELAI DE GARANTIE GARANTIES PARTICULIERES ASSURANCES. Dans un délai de quinze jours à dater de la notification du marché, l'entrepreneur et ses sous-traitants doivent justifier qu'ils sont titulaires: - d'une police d'assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux. - d'une police d'assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et et 2270 du code civil, au moyen d'une attestation portant mention de l'étendue de la garantie. - d'une police d'assurance décennale couvrant les responsabilités conformément aux prescription de la loi du 4/01/1978. Aucun règlement, aucun remboursement de retenue de garantie ou de cautionnement, aucune mainlevée de caution ne peuvent avoir sans une attestation de la compagnie d'assurance intéressée certifiant que l'entrepreneur a réglé les primes d'assurance afférentes aux polices mentionnées ci-avant, ainsi que les frais de contrôle qui, le cas échéant, lui incombent. Le Maître d'ouvrage se réserve le droit, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 79 du C.C.A.G., de payer directement les primes à la compagnie d'assurance et d'en imputer le montant sur les sommes dues à l'entrepreneur.
TRAVAUX DE VOIRIES COMMUNALES 2015-2016
MAIRIE DE MONTRICHER-ALBANNE TRAVAUX DE VOIRIES COMMUNALES 2015-2016 Maître de l'ouvrage : COMMUNE DE MONTRICHER-ALBANNE 161, rue de la Mairie Le Bochet 73 870 MONTRICHER-ALBANNE DOSSIER DE CONSULTATION

References: l'article 1
 l'article 192
 l'article 46
 l'article 40
 l'article 20
 l'article 40
 l'article 23
 l'article 28
 l'article 43
 l'article 40
 l'article 79