Source: http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/zamowienie/69/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-1396n-na-odcinku-romankowo-granica-powiatu-o-dl.-3-5-km.html
Timestamp: 2018-03-22 00:38:32+00:00

Document:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N na odcinku Romankowo – granica powiatu o dł. 3,5 km
Ogłoszono 2017-09-28 12:01:02 przez Karol Łomecki
Numer zamówienia: ZDP-DT.343.1.6.2017
Termin składania ofert: 2017-10-16 11:00:00
Termin otwarcia ofert: 2017-10-16 11:15:00
TED/UZP: 594500-N-2017
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuje, że dnia 05.10.2017r. wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.
Rozliczenie robót zamiennych lub zaniechanych określa §1 ust. 7 - 11 umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.
Pozycja przedmiarowa nr 1: „Ścinanie zawyżonego pobocza wraz z obróbką przy pniach drzew - średnia grubość ścinania 10 cm”. Przewidziana ilość w przedmiarze to 700 m2, będąca wynikiem działania 350 x 2. Czy Zamawiający przewiduje ścięcie poboczy obustronnie na szerokość 1 m tylko na odcinku 350 m? Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zweryfikowanie ilości w pozycji przedmiarowej. Czy Zamawiający nie miał w zamyśle ilości 7000 m2?
Zamawiający skorygował pozycję przedmiarową nr 1. Poprawiony przedmiar robót zostaje załączony do postepowania.
Pozycja przedmiarowa nr 4: „Usunięcie zakrzaczeń z pasa drogowego”. Opis pozycji wskazuje na usunięcie zakrzaczeń, natomiast SST D-01.02.01 w pkt. 9.2. Cena jednostki obmiarowej podaje, że cena wykonania robót obejmuje m. in. wycięcie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy. W pkt. 7.2. tej samej SST wskazano, że jednostką obmiarową dla drzew jest sztuka, dla krzaków – hektar, a w przedmiarze wpisano m2. W celu poprawnej wyceny kosztów zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że nie należy wycinać drzew oraz karczować pni, a do wyceny przyjąć należy usunięcia zakrzaczeń. Tym samym prosimy o zamieszczenie poprawionej SST w zakresie podstawy płatności.
Zamawiający informuje, że pozycja przedmiarowa nr 4 dotyczy tak jak opisano jedynie usunięcia zakrzaczeń z pasa drogowego. Dokonano skorygowania pozycji przedmiarowej nr 4. Poprawiony przedmiar robót zostaje załączony do postepowania.
W celu poprawnej wyceny kosztów zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wskazanie, kto jest właścicielem materiału uzyskanego w wyniku usuwania zakrzaczeń.
Pozycja przedmiarowa nr 5: „Montaż rur osłonowych dwudzielnych typu AROT”. W celu poprawnej wyceny kosztów zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie wymaganych średnic rur osłonowych. W dokumentacji projektowej brakuje tych informacji.
Pozycja przedmiarowa nr 6: „Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 3 cm”.
SST D-01.02.04, pkt 5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych: „(…) W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, należy spełnić warunki określone w SST D-05.03.11 „Recykling” (…)”. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zamieszczenie brakującej SST D-05.03.11.
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie, kto jest właścicielem destruktu asfaltowego uzyskanego w wyniku frezowania. Jeżeli właścicielem jest Zamawiający, to prosimy o podanie odległości wywozu destruktu.
Zamawiający zamieszcza brakującą specyfikację techniczną D-05.03.11. Właścicielem destruktu jest zamawiający. Odległość wywozu destruktu wynosi do 10 km.
Dotyczy SST D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych. Wyżej wskazane SST w pkt. 1.4., 1.5., 3., 4. oraz innych odwołuje się do brakującej SST D-02.00.01. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dołączenie do dokumentacji przetargowej SST D-02.00.01.
Ponieważ pozycje przedmiarowe 9 i 10 dla których przyjęto SST D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych opisują wykonanie koryta na poszczególnych elementach drogi należy przyjąć, iż obowiązują dla nich wymagania z SST D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża.
Pozycja przedmiarowa nr 13: „Wykonanie 60 szt. przepustów pod zjazdami i mijankami z rur polietylenowych spiralnie karbowanych o śr. 40 cm na ławie z kruszywa naturalnego gr 10 cm wraz z obrukowaniem wlotu i wylotu (lub wykonaniem ścianek prefabrykowanych)”. Zgodnie z SST D-06.02.01a przepusty pod zjazdami należy wykonać z rur HDPE. Czy Zamawiający dopuści wykonanie przepustów z rur polipropylenowych?
Zamawiający dopuści wykonanie przepustów pod zjazdami z rur polipropylenowych pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej dopuszczającej ten produkt do tego typu zastosowania.
Dotyczy SST D-04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające. Wyżej wskazana SST w pkt. 5.2. Przygotowanie podłoża odwołuje się do brakującej SST. D-02.00.00. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dołączenie do dokumentacji przetargowej SST D-02.00.00.
Zamawiający zamieszcza poprawioną specyfikację techniczną D-04.02.01. Warstwy odsączające i odcinające.
Pozycja przedmiarowa nr 15: „Mechaniczne wykonanie warstwy odsączającej na zjazdach bitumicznych o grubości po zagęszczeniu 20 cm”. Na przekroju konstrukcyjnym zjazdów bitumicznych dołączonym do dokumentacji przetargowej nie ma warstwy odsączającej. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zamieszczenie poprawnego przekroju konstrukcyjnego bądź usunięcie pozycji przedmiarowej.
Zamawiający zamieszcza poprawiony przekrój konstrukcyjny.
Pozycja przedmiarowa nr 16: „Mechaniczne wykonanie warstwy mrozoochronnej na całej szerokości jezdni, pobocza i mijankach o grubości po zagęszczeniu 20 cm”. Na przekroju konstrukcyjnym jezdni dołączonym do dokumentacji przetargowej nie ma warstwy mrozoochronnej. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zamieszczenie poprawionego przekroju konstrukcyjnego bądź usunięcie pozycji przedmiarowej. W przypadku zamieszczenia poprawionego przekroju konstrukcyjnego prosimy również o zwiększenie ilości w pozycjach przedmiarowych nr 9 „Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, pobocza i mijankach o głębokości 51 cm (…)” oraz nr 17 „Mechaniczne wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2 na całej szerokości jezdni, pobocza i mijankach (…)”, ponieważ aktualnie przyjęte w przedmiarze szerokości odsadzek na warstwie mrozoochronnej i warstwie gruntu stabilizowanego cementem są niewystarczające:
- dla warstwy mrozoochronnej Zamawiający w przedmiarze przyjął odsadzkę z jednej strony równą 61 cm względem krawędzi warstwy ścieralnej, w ocenie Oferenta powinno to być 90 cm (4+2+8+15+33+13+30/2 = 90),
- dla warstwy gruntu stabilizowanego cementem w przedmiarze Zamawiający przyjąć odsadzkę
z jednej strony równą 75 cm względem krawędzi warstwy ścieralnej, w ocenie Oferenta powinno to być 118 cm (4+2+8+15+33+13+30+13 = 118).
Szerokości są wyliczone do środka wysokości odpowiedniej warstwy.
Zamawiający zamieszcza poprawiony przekrój konstrukcyjny. Szerokości odsadzek należy przyjąć zgodnie ze „szczegółem A” na przekroju konstrukcyjnym.
Pozycja przedmiarowa nr 17: „Mechaniczne wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2 na całej szerokości jezdni, pobocza i mijankach o grubości po zagęszczeniu 22 cm”. Na przekroju konstrukcyjnym grubość warstwy gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2 wynosi 20 cm, według opisu pozycji – 22 cm. W związku z rozbieżnością zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o jednoznaczne określenie grubości warstwy.
Pozycja przedmiarowa nr 18: „Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C 50/30 na całej szerokości jezdni, pobocza i mijanek o grubości po zagęszczeniu 22 cm”. Opis pozycji oraz przekrój konstrukcyjny wskazują na mieszankę kruszywa łamanego o stopniu przekruszenia C 50/30, natomiast SST D-04.04.02b w pkt. 2.2.3. Kruszywa podaje wymagany stopień przekruszenia C 90/3. W związku z rozbieżnością zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o jednoznaczne określenie wymaganego stopnia przekruszenia dla mieszanki kruszywa łamanego. Pragniemy zaznaczyć, że zastosowanie mieszanki C 90/3 znacząco podniesie koszty realizacji.
Wymagany stopień przekruszenia mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie do warstwy podbudowy wynosi C 50/30.
Pozycja przedmiarowa nr 26: „Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanych stabilizowanym mechanicznie -12 cm grubość warstwy po zagęszczeniu”. Zapis "Do utwardzenia pobocza należy stosować kruszywo łamane o uziarnieniu 0÷25 mm," w specyfikacji D-06.03.01a POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM ŁAMANYM sugeruje powołanie się na wycofaną normę PN-B 11112, wnosimy o zmianę zapisu dotyczącego frakcji kruszywa na zgodną z PN-EN 13242 tj. "Do utwardzenia pobocza należy stosować kruszywo łamane o uziarnieniu 0/31,5mm" Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w SST D-06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem łamanym. Do utwardzenia poboczy należy przyjąć kruszywo łamane o uziarnieniu 0/31,5 mm zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym. Zamawiający zamieszcza poprawioną specyfikację techniczną D‑06.03.01a. Pobocze utwardzone kruszywem łamanym.
Zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym jezdni pod poboczem należy wykonać podbudowę z kruszywa z istniejącej podbudowy. Po przeanalizowaniu ilości przedmiarowych wynika, że w żadnej pozycji nie uwzględniono wykonania tej podbudowy. W celu poprawnej wyceny oferty zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie odpowiedniej pozycji przedmiarowej.
Kalkulacji tego elementu należy dokonać w ramach istniejących pozycji. Zamawiający nie stawia przy tym elemencie żadnych wymagań.
Pozycja przedmiarowa nr 40: „Wykonanie nawierzchni zatok autobusowych z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cem- piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem”. W celu poprawnej wyceny kosztów zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie koloru kostki na zatoce.
Zamawiający nie stawia żadnych warunków co do koloru kostki brukowej betonowej na zatoce autobusowej.
Pozycja przedmiarowa nr 41: „Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cem- piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem”. W celu poprawnej wyceny kosztów zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie koloru kostki na zjazdach.
Pozycja przedmiarowa nr 42: „Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cem- piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem”. W celu poprawnej wyceny kosztów zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie koloru kostki na chodniku.
Przedmiar zawiera rozbieżności w kolumnach „Ilość” i „Razem” w pozycjach nr 2, 3, 7, 10, 11, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 27 – 36, 40 – 42. W celu poprawnej wyceny kosztów zwracamy się do Zamawiającego z prośbą wskazanie, które ilości są poprawne.
Prawidłowe wartości podane były w kolumnie „Ilość”. Poprawiony przedmiar robót zostaje załączony do postępowania.
Czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie drogi na czas realizacji inwestycji lub odcinkowe zamknięcia drogi pod warunkiem zapewnienia objazdów?
Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie lub odcinkowe zamknięcia drogi pod warunkiem zapewnienia objazdów oraz zapewnienia dojazdów do posesji w msc. Romankowo.
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie wymaganej kategorii ruchu dla przedmiotowej drogi.
Zgodnie z zapisami Rozdziału 3 Opis przedmiotu zamówienia ust. 15 SIWZ założona kategoria ruchu dla przebudowywanego odcinka drogi to KR2.
Prosimy o przedstawienie badań geotechnicznych, na podstawie których Zamawiający przyjął do realizacji przekrój konstrukcyjny wiedząc, że spełnia on wymagania przyjętej kategorii ruchu.
Zamawiający wykonywał odwierty we własnym zakresie bez formalnego opracowania. Na podstawie tych odwiertów grunt został zaliczony do grupy nośności podłoża G3.
Pozycja przedmiarowa nr 20: „Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej (beton asfaltowy AC 16 W) o grubości po zagęszczeniu 8 cm - jezdnia i mijanki”. W przedmiarze przy obliczeniu ilości Zamawiający nie przyjął szerokości do środka wysokości warstwy wiążącej, przez co przyjęta szerokość wynosi 6 cm zamiast 10 cm. Natomiast licząc szerokość odsadzki dla warstwy kruszywa łamanego przyjęto szerokość do środka wysokości tej warstwy. W celu prawidłowej wyceny oferty zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zwiększenie ilości w pozycji przedmiarowej na 18 791,72 m2.
Zamawiający skorygował pozycję przedmiarową nr 20, 22, 23. Poprawiony przedmiar robót zostaje załączony do postępowania.
Pozycja przedmiarowa nr 12: „Wykonanie 2 szt. przepustów pod koroną drogi z rur polietylenowych spiralnie karbowanych o śr. 40 cm na ławie z kruszywa naturalnego gr 10 cm wraz z obrukowaniem wlotu i wylotu (lub wykonaniem ścianek prefabrykowanych)”. Zgodnie z opisem pozycji do wykonania są 2 szt. przepustów, na Planie Zagospodarowania Terenu również zamieszczono 2 szt. przepustów po 12 m każdy. Natomiast w ilości przedmiarowej wpisano 12 m. Prosimy o korektę przedmiaru z 12 m na 24 m.
Zamawiający skorygował pozycję przedmiarową nr 12 i opis pozycji 11, 12 i 13. Poprawiony przedmiar robót zostaje załączony do postępowania.
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że robota będzie realizowana na podstawie zgłoszenia robót.
Zamawiający potwierdza wykonywanie robót budowlanych objętych niniejszym postepowaniem przetargowym w oparciu o aktualne zgłoszenie robót budowlanych.
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 16.10.2017r. do godz. 11:00 w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, w pok. nr 2 (Sekretariat).
Ogłoszenie nr 594500-N-2017 z dnia 2017-09-28 r.
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k. Bartoszyc: Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N na odcinku Romankowo – granica powiatu o dł. 3,5 km
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N na odcinku Romankowo – granica powiatu o dł. 3,5 km
Numer referencyjny: ZDP-DT.343.1.6.2017
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N na odcinku Romankowo – granica powiatu o dł. 3,5 km Zakres rzeczowy robót obejmuje: Odwodnienie: 1. Wymianę przepustów pod koroną drogi; 2. Wymianę i montaż przepustów pod zjazdami; 3. Odnowę rowów przydrożnych. Roboty przygotowawcze: 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych wraz z wykonaniem mapy powykonawczej 2. Stabilizacja granic pasa drogowego za pomocą świadków granicznych z napisem PAS DROGOWY 3. Usunięcie zakrzaczeń z pasa drogowego 4. Montaż rur osłonowych Jezdnia i zjazdy 1. Ścięcie zawyżonego pobocza drogi z obróbką przy pniach drzew 2. Rozbiórkę nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 3. Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 4. Wykonanie warstwy odsączającej i mrozoochronnej 5. Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 6. Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej 7. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej 8. Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie Budowa chodników i zatok autobusowych 1. Wykonanie koryta pod chodnik, perony i zatoki autobusowe 2. Wykonanie warstwy odsączającej pod chodnik, perony i zatoki autobusowe 3. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod zatoki autobusowe 4. Wykonanie nawierzchni chodnika, peronów i zatok autobusowych z kostki brukowej betonowej; Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określają: uproszczona dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - stanowiące integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. II. Wykonawca zobowiązany jest do końca 2017r. wykonać i zafakturować roboty będące przedmiotem zamówienia na kwotę wynoszącą co najmniej 50% wartości umowy lub 1 500 000,00 zł. jeżeli będzie to wartość niższa niż 50% wartości zamówienia. Zmniejszenie zakresu w/w robót możliwe jest jedynie w sytuacji wystąpienia, skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych (silny mróz, duży opad śniegu, ponadnormatywne opady deszczu) uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką i wiedzą budowlaną. Sytuacja ta winna być potwierdzona wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy potwierdzona przez Inspektora nadzoru. Na dowód zaistnienia powyższych okoliczności Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dane o występowaniu niekorzystnych warunków atmosferycznych pochodzących ze Stacji Hydrologiczno – Meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. III. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót. IV. Wykonawca przed rozpoczęciem robót musi przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. V. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. VI. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo – finansowy robót w terminie 3 dni od daty podpisania umowy z wykonawcą. VII. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 7 w ciągu 3 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciągu 3 dni od daty przedłożenia harmonogramu. Tryb ten dotyczy również aktualizacji harmonogramu wynikającej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. VIII. Prace budowlane należy wykonać zgodnie z uproszczoną dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz wymaganiami technicznymi stanowiącymi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. IX. Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania pomiaru planografem w celu oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni. X. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na nośniku CD oraz w formie papierowej – w dwóch egzemplarzach i przekazanie jej Zamawiającemu najpóźniej na 3 dni przed datą odbioru końcowego robót. XI. Przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. XII. Wymagania dotyczące gwarancji jakości – minimum 48 miesięcy. XIII. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania, przez cały okres obowiązywania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy. W przypadku konieczności kontynuacji ubezpieczenia zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu bez odrębnego wezwania dokumentu potwierdzającego kontynuację ubezpieczenia. XIV. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały. Cechy, które będą przez Zamawiającego oceniane jako równoważne to: inny typ mieszanki mineralno – asfaltowej niż określony przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedmiarze robót i wymaganiach technicznych zastosowany do warstwy ścieralnej (np. beton asfaltowy, mieszanka SMA, asfalt lany, asfalt porowaty, mieszanka BBTM), który spełnia wymagania dla kategorii ruchu KR2, a także inny rodzaj nawierzchni jak np. nawierzchnia betonowa spełniająca wymagania dla kategorii ruchu KR2. XV. Ilekroć na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w Przedmiarze robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. XVI. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności bezpośrednio związane z układaniem warstw bitumicznych, robót brukarskich, robót ziemnych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962). XVII. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 18 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów. Ponadto w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane w tym wezwaniu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 18 czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania następujących dowodów: - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 922 z późn. zm.).. XVIII. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 18 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 2 000,00 zł/osoba za każdy przypadek naruszenia. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 14 czynności. XIX. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. XX. W przypadku, gdy wykonawca wskaże jako osobę pełniącą funkcję kierownika budowy osobę, która posiada ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 65), wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia tłumacz ten winien być biegłym w tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych.
Określenie warunków: 1. W zakresie potencjału technicznego – zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował następującym potencjałem technicznym: a) wytwórnią mieszanki mineralno-asfaltowej (otaczarka) wyposażoną w zautomatyzowany system dozowania składników mieszanki mineralno - asfaltowej – szt. 1; b) mechaniczną rozkładarką mas bitumicznych sterowaną automatycznie – szt. 1; c) walcem stalowym gładkim z możliwością wibracji, oscylacji lub walcem ogumionym – szt. 2; d) samochodami ciężarowymi samowyładowczymi przystosowanymi do przewozu mas bitumicznych (przykrycie skrzyni lub tzw. „termosy”) – szt. 4. 2. W zakresie potencjału kadrowego – zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jednym Kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót drogowych przy realizacji minimum jednego zadania polegającego na remoncie/przebudowie/budowie dróg (placów lub lotnisk), którego jednym z elementów było wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Z 2016 r., poz. 65). 3. W zakresie wiedzy i doświadczenia – zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej dwie roboty budowlane związane z wykonaniem lub wymianą nawierzchni bitumicznych dróg (placów lub lotnisk) lub budową, przebudową, remontem dróg bitumicznych (placów lub lotnisk) o łącznej wartości nie niższej niż 1 000 000,00 zł. Jeżeli wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu przedstawi w wykazie wykonanych robót budowlanych lub dokumentach potwierdzających należyte wykonanie wskazanych robót wartości wyrażone w innej walucie niż złoty, zamawiający do oceny spełnienia warunku przeliczy podaną wartość po średnim kursie tej waluty w stosunku do złotego publikowanym przez NBP z dnia składania ofert.
1) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 6 do siwz) 2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (załącznik nr 4 do siwz); 3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do siwz).
1) Wypełniony Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Tabela elementów scalonych oraz kosztorys, na podstawie którego wykonawca dokonał wyliczenia ceny ofertowej wraz z zestawieniami robocizny, materiałów i sprzętu; 3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.; 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik; 5) Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia; 6) Inne oświadczenia i dokumenty wskazane przez Zamawiającego w SIWZ.
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących zakresach: 1. rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy – na wniosek wykonawcy wraz z uzasadnieniem, przy czym zmiana jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez zamawiającego; 2. zmiana terminu realizacji zamówienia o czas opóźnienia realizacji przedmiotu umowy, jeżeli takie opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w sytuacji: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu robót, konieczności zmian uproszczonej dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w okoliczności miały lub mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, gdy opóźnienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 14 dni, b) wystąpienia, przypadku siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie nadzwyczajne wobec łączącej strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od stron, - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, - której nie można przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą warunkującą zmianę terminu realizacji umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, promieniowanie lub skażenia; c) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, d) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, e) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych i uzupełniających, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, f) zmian w dokumentacji dot. przedmiotu umowy dokonanych na wniosek Zamawiającego, g) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w części w całości) na żądanie Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na okres trwający łącznie ponad 14 dni, h) wystąpienia protestów mieszkańców uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy w całości bądź w części, i) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych, j) stwierdzenie istnienia niezinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a także innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, k) znalezienia na placu budowy niewypałów, znalezisk archeologicznych lub innych przedmiotów wydobycie których uniemożliwiałoby prowadzenie robót budowlanych przez okres dłuższy niż 14 dni. 3. Zmiany co do sposobu i warunków realizacji przedmiotu umowy w sytuacji: a) konieczności realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacjach czy dokumentacji technicznej, w przypadku, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających od przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej, skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych, c) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a także innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, d) wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do usunięcia lub uniknięcia tych kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie przedmiotu umowy nie będzie możliwe ze względu na konieczność skoordynowania robót z wykonawcą innych robót, f) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, g) wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w uproszczonej dokumentacji projektowej, w granicach i na zasadach określonych ustawą Prawo budowlane, których konieczność dokonania wskazana został przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu umowy, nie powodujących istotnego odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub warunków pozwolenia na budowę – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek Wnioskodawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 4. Zmiany zakresu przedmiotu umowy w sytuacji: a) wystąpienia sytuacji braku możliwości realizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia z uwagi na protesty mieszkańców czy protesty społeczne, uwarunkowania techniczne czy okoliczności formalno-prawne, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu umowy. b) zmiany umowy, co do zakresu robót, które wykonawca może powierzyć podwykonawcy do realizacji - na wniosek wykonawcy (lub zamawiającego). c) zamian przewidzianych w ustawie (np. zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy) na wniosek wykonawcy lub zamawiającego. 5. Zmiany o których mowa powyżej, dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji Zamawiającego. 6. Zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu wykonania robót, jeżeli Wykonawca w ciągu 3 dni od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 nie przedłoży uzasadnionego wniosku o przedłużenie terminu.
Ogłoszenie o zamówieniu (2017-09-28 12:04:44)
Wielkość pliku : 192.13 KB
Informacja z otwarcia ofert (2017-10-16 11:30:34)
Wielkość pliku : 536.96 KB
SIWZ (załączniki 1 - 10) (2017-09-28 12:04:44)
Wielkość pliku : 567.8 KB
Wielkość pliku : 522.5 KB
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (załącznik 12) (2017-09-28 12:04:44)
Wielkość pliku : 8.65 MB
Dokumentacja techniczna (załącznik 13) (2017-09-28 12:04:44)
Wielkość pliku : 975.19 KB
Przedmiar robót (załącznik 11) (2017-09-28 12:30:53)
Wielkość pliku : 26.76 KB
Przedmiar robót (2017-10-02 12:53:49)
Wielkość pliku : 108.78 KB
Specyfikacja techniczna - D_05.03.11 (2017-10-10 13:40:28)
Wielkość pliku : 62.03 KB
Specyfikacja techniczna -D_04.02.01_poprawiona (2017-10-10 13:40:28)
Wielkość pliku : 125.48 KB
Specyfikacja techniczna -D_06.03.01a_poprawiona (2017-10-10 13:40:28)
Wielkość pliku : 130.43 KB
Przekrój_konstrukcyjny_poprawiony (2017-10-10 13:40:28)
Wielkość pliku : 930.64 KB
Uzgodnienie w zakresie sieci wodociągowej (2017-10-10 13:40:28)
Uzgodnienie_Orange (2017-10-10 13:40:28)
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (2017-10-10 13:40:28)
Wielkość pliku : 4.34 MB
Przedmiar robót - poprawiony (2017-10-10 14:25:50)
Wielkość pliku : 359.68 KB
Wielkość pliku : 27.02 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2017-10-25 13:14:45)
Wielkość pliku : 991.5 KB
Czas publikacji informacji: 2017-09-28 12:01:02
1 2018-01-24 11:51:00 Karol Łomecki Aktualna
2 2017-10-26 07:58:23 Karol Łomecki Archiwalna Przejdź
3 2017-10-26 07:57:31 Karol Łomecki Archiwalna Przejdź
4 2017-10-25 13:14:44 Karol Łomecki Archiwalna Przejdź
5 2017-10-16 11:30:33 Karol Łomecki Archiwalna Przejdź
6 2017-10-10 14:25:50 Karol Łomecki Archiwalna Przejdź
7 2017-10-10 13:41:07 Karol Łomecki Archiwalna Przejdź
8 2017-10-10 13:40:28 Karol Łomecki Archiwalna Przejdź
9 2017-10-10 13:35:38 Karol Łomecki Archiwalna Przejdź
10 2017-10-02 12:53:49 Karol Łomecki Archiwalna Przejdź
11 2017-09-28 12:31:53 Karol Łomecki Archiwalna Przejdź
12 2017-09-28 12:30:53 Karol Łomecki Archiwalna Przejdź
13 2017-09-28 12:04:44 Karol Łomecki Archiwalna Przejdź
14 2017-09-28 12:01:02 Karol Łomecki Archiwalna Przejdź
e-mail: starostwo.bartoszyce{5682na4645]pro.onet.pl
e-mail: sekretarz{7090na5757]powiat.bartoszyce.pl	,
e-mail: karpinska.urszula{6165na8170]powiat.bartoszyce.pl

References: art. 38
 art. 30
 art. 30
 art. 29
 art. 12
 art. 12
 art. 23