Source: http://docplayer.cz/2594252-Pripadova-studie-verejne-zakazky.html
Timestamp: 2016-10-22 09:12:03+00:00

Document:
⭐Případová studie veřejné zakázky
Download "Případová studie veřejné zakázky"
1 Případová studie veřejné zakázky Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Václavkova 1040, Mladá Boleslav město Mladá Boleslav Oživení o. s., září 2014 Martin Kameník, věcné hodnocení Andrea Kohoutková, test zákonnosti Obsah I. Metodika zpracování případové studie... 2 II. Hlavní zjištění... 3 III. Případová studie: otázky a odpovědi Fáze přípravy veřejné zakázky Fáze přípravy zadávacího řízení Fáze výběru dodavatele Fáze realizace předmětu zakázky Fáze ukončení realizace a předání předmětu plnění do užívání2 I. Metodika zpracování případové studie Základní informace Zadavatel: město Mladá Boleslav Název veřejné zakázky: Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Václavkova 1040, Mladá Boleslav Předmět: Stavební práce Druh řízení: Otevřené Nabídková cena: Kč bez DPH Dodavatel: Konstruktiva Konsit a. s., IČ: Cíl případové studie Popsat a vyhodnotit postup zadavatele ve všech fázích veřejné zakázky. Jednotlivé fáze chápeme jako komplexní proces zahrnující nejen samotné zadání zakázky, tak, jak je regulován v zákoně č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ale také všechny ostatní úkony, které souvisí se zdárnou realizací veřejných projektů. Tedy od definování cílů reagujících na veřejné potřeby až po jejich naplnění. Fáze procesu veřejné zakázky 1.definování potřeb 2.příprava výběrového řízení 3. výběr dodavatele 4. realizace předmětu VZ 5. vyúčtování a předání předmětu VZ (zdroj: Transparency International 2006 upraveno) Postup zpracování a hodnocení Případová studie byla zpracována dle logiky jednotlivých fází procesu veřejné zakázky. Pro každou fázi byly položeny elementární otázky k relevantním úkonům zadavatele. Otázky vychází z metodiky pro snižování korupčních rizik (Oživení, 2012). 1 1) věcné hodnocení postupu zadavatele: a) kvalita a úplnost informací pro úvodní fázi, kdy se zadavatel rozhodoval o realizaci veřejné zakázky (tj. zdůvodnění potřeby realizovat zakázku, předložené varianty řešení potřeby, zdůvodnění hodnoty za peníze, zdůvodnění parametrů pro výběrové řízení a typ smluvního vztahu s dodavatelem vzhledem k cílům veřejné zakázky), b) personální zajištění všech úkonů potřebných pro zdárnou přípravu a realizaci veřejné zakázky, c) monitoring případných střetů zájmů osob zajišťujících úkony zadavatele (interní i externí osoby). V této souvislosti jsme sledovali možné rizikové vazby a propojení mezi osobami provádějící: [přípravu zakázky] X [kontrolu plnění] [přípravu zakázky] X [dodání] [kontrolu plnění] X [dodání] d) intenzita a způsob kontroly plnění předmětu zakázky, e) konečné parametry předmětu zakázky a způsob vyhodnocení dopadu vzhledem 1 Korupční rizika ve veřejných zakázkách: jak jim čelit? Metodika pro územní samosprávy, Oživení, 2012; dostupné na 23 k původním potřebám. 2) testování zákonnosti postupu zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících předpisů: a) náležitosti vyhlášení veřejné zakázky a zadávací dokumentace, b) postup zadavatele při hodnocení nabídek a výběru dodavatel, c) nastavení smluvního vztahu s dodavatelem, postup zadavatele v případě uzavírání smluvních dodatků. Zdroje informací věstník veřejných zakázek a profily zadavatelů (informační povinnosti, související zadávací řízení atp.), odpovědi zadavatelů na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím (příloha 1) (dokumentace k hlavním fázím celé veřejné zakázky), aplikace BIZquard od společnosti Bisnode ČR a. s. (monitoring možných majetkových a personálních propojení externích osob podílejících se na úkonech souvisejících s přípravou, zadáním a realizací zakázky), II. Hlavní zjištění Fáze Popis nedostatku 1. Nebyly zdůvodněny parametry zadávacího řízení ani požadavky na dodavatele, typ smlouvy, kvalitu ani čas plnění vzhledem k cílům a potřebám projektu. 3. Faktické rozpory mezi zápisem z jednání hodnotící komise a zprávou o posouzení a hodnocení nabídek, což lze kvalifikovat jako porušení zásady transparentnosti při výběru dodavatele. 4. Ve smlouvě s dodavatelem nebylo explicitně upraveno, kdo je nositelem nebezpečí škody na díle v průběhu jeho realizace. 4. Zadavatel neoznámil výsledek jednacího řízení bez uveřejnění na dodatečné práce ve Věstníku VZ. 5. Nebyl vyhodnocen dopad (přínos) investice po její realizaci. 34 III. Případová studie: otázky a odpovědi 1. Fáze přípravy veřejné zakázky Podklady: energetický audit Základní školy Mladá Boleslav, Václavkova 1040 (červenec 2009), žádost o poskytnutí podpory (únor 2010) seznam zaměstnanců a třetích osob podílejících se na zakázce, 1. Byla doložena potřeba realizovat zakázku? / ANO Projekt reaguje na problém energetických ztrát při provozu základní školy. Cílem projektu bylo snížit energetickou náročnost provozu školy. V podkladových dokumentech byla tato potřeba jednoznačně specifikována a odůvodněna. 2. Byly předloženy jiné způsoby řešení potřeb? / ANO Zadavatel měl k dispozici 2 varianty řešení problému energetických ztrát ve vztahu k rozsahu investic, ekonomických úspor a dopadů na životní prostředí. 3. Byla veřejná zakázka v souladu s cíli a strategiemi? / ANO Zakázka byla plánována v souladu s Integrovaným plánem rozvoje města Mladá Boleslav. 4. Byla určitým způsobem zdůvodněna hodnota za peníze? / ANO Byla vyčíslena úspora nákladů na energie provozu ZŠ v případě realizace zakázky. 5. Byly alokovány potřebné prostředky před zadávacím řízením? / ANO Předpoklad financování z prostředků z OPŽP Udržitelné využívání zdrojů energie s finanční spoluúčastní rozpočtu města 10 %. 6. Měl zadavatel personálně zajištěnou realizace zadávacího řízení a dodávky? / ČÁSTEČNĚ Z informací je zřejmé, že ve fázi přípravy byli zapojeni zaměstnanci odboru školství do vytipování škol vhodných do programu OPŽP, ve fázi výběru dodavatele účast v hodnotící komisi a při realizaci díla provádění kontroly a akceptace plnění vedoucím stavebního odboru. Není však jasné, zda a jak mělo město zajištěno příprava zadávacího řízení a celkové řízení projektu, a to zejména s přihlédnutím na značné zastoupení externích dodavatelů různých služeb souvisejících s projektovou přípravou, výběrem dodavatele i realizací zakázky, tj. komunikace při plnění, kontrola, jejich řízení. Externí dodavatelé služeb spojených s přípravou a realizací veřejné zakázky Společnost IČ Předmět plnění RAEN s. r. o Zpracování energetického auditu HOLIDAY CZECH s. r. o Technická pomoc při zpracování revize žádosti o dotace Technická pomoc při zpracování nových výkazů výměr, IM PROJECT s. r. o autorský dozor AQE Advisors a. s. PFI s. r. o Výkon dotačního managementu Výkon činnosti zadavatele veřejné zakázky MB INVEST s. r. o Technický dozor investora a koordinátor BOZP Nebyly identifikovány žádné vazby mezi osobami vykonávající úkony výše uvedené úkony a dodavateli. 45 7. Byly vymezeny požadavky na dodavatele zakázky, typ a délku smluvního vztahu, způsob soutěže atp. vzhledem k potřebám a cílům projektu? /NE Nastavení podmínek a parametrů zadávacího řízení, typ a délka smluvního vztahu nebylo nikde v podkladových materiálech zdůvodněno vzhledem k potřebám a cílům projektu. 2. Fáze přípravy zadávacího řízení: bylo zadávací správně nastaveno z hlediska dodržení hospodářské soutěže a zákonných povinností? Podklady: Zadávací dokumentace Oznámení o zahájení zadávacího řízení Potvrzení o odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení Usnesení rady č ze dne , kterým se schvaluje zadání výběrového řízení formou otevřeného řízení Věstník veřejných zakázek, ev.č. zakázky Profil zadavatele, https://www.softender.cz/home/zakazka/ Právní předpisy: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném do (dále již jen ZVZ ) Nařízení vlády č. 77/2008 Sb., ve znění změn provedených nařízeními vlády č. 474/2009 Sb., č. 276/2011 Sb., a č. 447/2011 Sb. Pozn.: S ohledem na skutečnost, že zadávací řízení bylo zahájeno dne , tj. před nabytím účinnosti tzv. transparenční novely zákona č. 55/2012 Sb., podléhají povinnosti zadavatele v zadávacím řízení právní úpravě ZVZ platné a účinné do , vyjma povinnosti zadavatele k uveřejňování dle 147a zakotvené zákonem č. 55/2012 Sb., vznikla-li tato po nabytí účinnosti této novely. Zvolený druh zadávacího řízení Náležitosti zadávací dokumentace Splnění povinnosti uveřejnění 1. Byl zvolen odpovídající druh zadávacího řízení dle ustanovení 21 odst. 1 ZVZ? ANO / zadavatel zvolil otevřené řízení, tj. nejtransparentnější druh zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky byly stavební práce s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky ve výši ,-Kč bez DPH. Dle 12 ZVZ a nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely ZVZ, se tak jednalo o podlimitní veřejnou zakázku. Dle ustanovení 21 ZVZ mohl zadavatel použít pro zadání veřejné zakázky otevřené nebo užší řízení. Zadavatel použil otevřené řízení. Otevřené řízení je přitom nejtransparentnějším a nejotevřenějším zadávacím řízením. 2. Byl obsah zadávací dokumentace v souladu se zákonem? a) Dodržení stanovených lhůt pro podání nabídek dle 39 ZVZ ANO / zadavatel dodržel lhůtu pro podání nabídek stanovenou ZVZ V oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněném ve věstníku veřejných zakázek dne 56 je stanovena lhůta k podání nabídek uchazečů do dne Zadavatel doložil, že oznámení bylo odesláno dne Dle 39 odst. 3 písm. b) ZVZ nesmí být lhůta k podání nabídek v otevřeném řízení kratší než 22 dní. Lhůta dle 39 odst. 5 začíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení. Dle 26 odst. 1 písm. a) ZVZ je řízení zahájeno dnem odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění. Zadavatel doložil, že oznámení bylo odesláno dne , 22denní lhůta tudíž počala běžet dne Zadavatel dodržel zákonnou lhůtu, když stanovil 24 denní lhůtu k podání nabídek. b) Povinné náležitosti zadávací dokumentace dle 44 odst. 3 ZVZ ANO / zadávací dokumentace byla zpracována v souladu s 44, odst. 3 ZVZ Ustanovení 44 odst. 3 ZVZ obsahuje povinné obsahové náležitosti zadávací dokumentace, přičemž ustanovení 44 odst. 4 obsahuje povinné náležitosti specifické pro stavební práce. V zadávací dokumentaci jsou jako její přílohy uvedeny krycí list, vzor čestného prohlášení, technická specifikace - projektová dokumentace a výkaz výměr, smluvní podmínky - vzor smlouvy. c) Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií dle 44 odst. 3 písm. h) ZVZ - transparentnost hodnotících kritérií ANO / zadavatel stanovil způsob hodnocení nabídek zadavatel podle jediného kritéria nejnižší nabídkové ceny. Dle zadávací dokumentace byla základním hodnotícím kritériem nejnižší nabídková cena. Dle 78 odst. 1 písm. ZVZ je základní hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky nebo nejnižší nabídková cena. U veřejné zakázky na stavební práce je přitom více než u veřejných zakázek, jejichž předmětem je jiný druh plnění, obecně kladen důraz na výši nabídkové ceny. d) Vymezení části plnění předmětu veřejné zakázky subdodavatelem dle 44 odst. 6 ZVZ ANO / zadavatel vymezil část plnění předmětu veřejné zakázky subdodavatelem v souladu se zákonem Zadavatel v čl. 5.3 zadávací dokumentace požadoval, aby subdodávky nepřekročily 15% objemu zakázky. Dle 44 odst. 6 ZVZ účinného v době tvorby zadávací dokumentace si zadavatel mohl vyhradit požadavek, že určitá část plnění nesmí být plněna subdodavatelem, tzv. transparenční novelou bylo toto ustanovení zákona změněno tak, že část plnění musí být věcně vymezena, tato povinnost se však na zadavatele ještě nevztahovala. e) Základní kvalifikační předpoklady dle 53 ZVZ a profesní kvalifikační předpoklady dle 54 ZVZ ANO / základní kvalifikační předpoklady a profesní kvalifikační předpoklady byly stanoveny v souladu se zákonem f) Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle 55 ZVZ ANO / ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady byly nastaveny v souladu se zákonem Zadavatel v čl. 4.4 zadávací dokumentace požadoval doložení pojistné smlouvy, jejímž 67 předmětem je pojištění na odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s pojistným plněním v minimální výši 15 mil. Kč a dále prokázání obratu v posledních 3 účetních obdobích s ohledem na předmět veřejné zakázky (stavební práce), a to min. 35 mil. Kč v každém účetním období. Možnost zadavatele požadovat po dodavateli ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady stanovené v 55 ZVZ, tj. předložení pojistné smlouvy a údaje o celkovém obratu dodavatele, byla tzv. transparenční novelou zrušena, nicméně v době zadávacího řízení ji mohl zadavatel s ohledem na zahájení řízení před uvedenou novelou požadovat. Otázka, zda je stanovení výše požadovaného ročního obratu v souladu se zákonem, je vždy nutno posoudit s ohledem na výši předpokládané hodnoty zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky zadavatelem uvedena ve výši Kč. Výši požadovaného obratu lze proto považovat za přiměřenou. g) Technické kvalifikační předpoklady dle 56 ZVZ ANO / zadavatel stanovil technické kvalifikační předpoklady v souladu se zákonem Zadavatele požadoval předložení seznamu stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let včetně osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto prací, doložení provedení minimálně 2 prací obdobného předmětu plnění zakázky (zateplování budov) v objemu min. 10 mil. Kč bez DPH pro každou zakázku. V rámci požadavku na osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci zadavatel požadoval praxi stavbyvedoucího min. 3 roky s realizací minimálně 1 obdobné zakázky o objemu rozpočtových nákladů 10 mil. Kč bez DPH. Zadavatel dále požadoval předložení certifikátu systému řízení jakosti pro činnost odpovídající předmětu veřejné zakázky podle českých technických norem řady ČSN ISO 9000 a dále doklad o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí EMAS. Dle 56 odst. 3 ZVZ může zadavatel k prokázání technických kvalifikačních předpokladů požadovat seznam stavebních prací provedených za posledních 5 let. Zadavatel tak dodržel zákonem požadovanou dobu 5 let (v případě, že by zadavatel stanovil dobu kratší nežli 5 let, bylo by takové jednání v rozporu se zákonem). K posouzení požadované výše objemu předmětu plnění zakázky min. 10 mil. Kč bez DPH pro každou zakázku, lze použít jako jisté vodítko limit obsažený ve vyhlášce č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška 1 ), ač tato nebyla ještě v době tvorby zadávací dokumentace platná a účinná. V 3 odst. 3 písm. a) vyhlášky 1 stanoveno, že zadavatel zadávající zakázku na stavební práce odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady dodavatele, pokud požaduje předložení seznamu stavebních prací, ze kterého vyplývá, že finanční hodnota uvedených stavebních prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Souhrnná finanční hodnota požadovaných významných veřejných zakázek přitom činí 20 mil. Kč, tudíž nedosahuje ani předpokládané hodnoty veřejné zakázky. 3. Splnil zadavatel zákonné povinnosti uveřejnění? a) Předběžné oznámení veřejného zadavatele dle 86 ZVZ Povinnost uveřejnit předběžné oznámení se dle právní úpravy platné a účinné v rozhodné době vztahovala pouze na nadlimitní veřejné zakázky, nikoli tedy na přezkoumávanou veřejnou zakázku. b) Oznámení o zahájení zadávacího řízení dle 26 ZVZ ANO / Zadavatel zahájil zadávací řízení řádným odesláním oznámení o zakázce do Věstníku VZ. Zadavatel zahájil zadávací řízení odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění 78 dne do věstníku veřejných zakázek. Ve věstníku veřejných zakázek bylo oznámení uveřejněno dne c) Odůvodnění veřejné zakázky uveřejněné na profilu zadavatele Povinnost uveřejnit odůvodnění veřejné zakázky se dle právní úpravy platné a účinné v rozhodné době na zadavatele nevztahovala. d) Uveřejnění textové části zadávací dokumentace Povinnost uveřejnit textovou část zadávací dokumentace se dle právní úpravy platné a účinné v rozhodné době na zadavatele nevztahovala. 3. Fáze výběru dodavatele Podklady: Protokol o otevírání obálek ze dne Protokol o jednání hodnotící komise ze dne Protokol o jednání hodnotící komise ze dne Protokol o jednání hodnotící komise ze dne Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne Oznámení o výsledku zadávacího řízení Potvrzení o odeslání výsledku zadávacího řízení Smlouva o dílo uzavřená mezi zadavatelem a společností KONSTRUKTIVA KONSIT a.s. dne Věstník veřejných zakázek, ev.č. zakázky Profil zadavatele, https://www.softender.cz/home/zakazka/ Právní předpisy: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném do (dále již jen ZVZ ) 1. Posouzení a hodnocení nabídek 2. Ukončení zadávacího řízení 3. Splnění povinnosti uveřejnění ve věstníku veřejných zakázek 4. Splnění povinnosti uveřejnění na profilu zadavatele 1. Postupoval zadavatel při posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zákonem? a) Posouzení nabídek dle 76 ZVZ, hodnocení nabídek dle 79 ZVZ, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek dle 80 ZVZ ČÁSTEČNĚ / zadavatel hodnotil nabídky dle daných hodnotících kritérií, avšak byly zjištěny faktické rozpory mezi zápisem z jednání hodnotící komise a zprávou o posouzení a hodnocení nabídek. Přílohou protokolu o otevírání obálek ze dne je seznam podaných nabídek pro veřejnou zakázku a dále tabulka výsledků kontroly obálek při otevírání obálek. Z této vyplývá, že nabídku podalo 8 uchazečů, přičemž žádný z nich nebyl vyřazen, když bylo konstatováno, že nabídky všech uchazečů obsahují všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem. Z protokolu o druhém jednání hodnotící komise konaném dne vyplývá, že hodnotící 89 komise požádala o písemné vysvětlení 5 uchazečů, přičemž lhůtu k odpovědi stanovila do dne Hodnotící komise na uvedeném jednání konstatovala, že nabídky uchazečů: BAK stavební společnost, a.s., OSF 2000, s.r.o. a Interma, akciová společnost splňují požadavky stanovené zákonem nebo zadavatelem v zadávacích podmínkách a tyto nabídky lze dále hodnotit. V protokolu o třetím jednání hodnotící komise ze dne je obsaženo pořadí nabídek jako výsledek hodnocení nabídek obsahující šest nabídek uchazečů v pořadí dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny včetně DPH. Ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne je uvedeno, že byli vyřazeni dva uchazeči: společnost OSF 2000, s.r.o. s odůvodněním, že uchazeč nepředložil výpis z rejstříku právnických osob k prokázání základních kvalifikačních předpokladů, a společnost TRIGON MB s.r.o. s odůvodněním, že uchazeč neprokázal splnění ekonomického a kvalifikačního předpokladu. Dle 76 odst. 1 ZVZ hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku dle 22 odst. 1 písm. d) ZVZ. Dle 76 odst. 3 může hodnotící komise požadovat vysvětlení nabídky, přičemž nabídku vyřadí, nedoručí-li uchazeč vysvětlení ve lhůtě 3 pracovních dní, nestanoví-li hodnotící komise lhůtu delší. Dle 78 odst. 1 je základním hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky nebo nejnižší nabídková cena. Dle 79 odst. 4 ZVZ je-li základním hodnotícím kritériem nejnižší nabídková cena, stanoví hodnotící komise pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny. Dle 80 odst. 1 o posouzení a hodnocení nabídek pořídí hodnotící komise písemnou zprávu obsahující odůvodnění výsledku hodnocení nabídek a popis hodnocení jednotlivých nabídek. Z výše uvedeného vyplývá, že: zadavatel hodnotil nabídky dle hodnotícího kritéria, tj. nejnižší nabídkové ceny, zadavatel dodržel lhůtu k doručení vysvětlení nabídky podané uchazeči, zadavatel ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek uvedl, že vyloučil dva uchazeče, kde jedním z nich byla společnost OSF 2000, s.r.o., ačkoli ze zápisu z jednání hodnotící komise ze dne vyplývá závěr hodnotící komise, že nabídka tohoto uchazeče splňuje požadavky stanovené zákonem nebo zadavatelem v zadávacích podmínkách dle 76 odst. 1 ZVZ. Rozpor mezi závěry hodnotící komise obsaženými v uvedeném protokolu a zprávě o posouzení a hodnocení nabídek lze vnímat jako netransparentní postup zadavatele, tj. v rozporu se zásadou transparentnosti a nediskriminace obsaženou v 6 ZVZ. 2. Splnil zadavatel zákonné požadavky při ukončení zadávacího řízení? a) Výběr nejvhodnější nabídky dle 81 ANO / zadavatel dodržel zákonnou lhůtu k odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Dne rozhodl zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky a dne odeslal oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Dle 81 odst. 3 zadavatel odešle oznámení o výběru nejhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům b) Uzavření smlouvy dle 82 ANO / zadavatel uzavřel smlouvu ve lhůtě stanovené zákonem Smlouva o dílo byla mezi zadavatelem a společností KONSTRUKTIVA KONSIT a.s., tj. vítězným uchazečem, uzavřena dne , přičemž oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bylo odesláno dne Dle 82 odst. 1 a odst. 2 ZVZ zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem. Pokud nebyly ve 910 stanovené lhůtě podány námitky, uzavře zadavatel smlouvu s vybraným uchazečem do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek. Dle 110 odst. 4 ZVZ mohou být námitky podány do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. V daném případě tedy lhůta k podání námitek uplynula nejdříve dne , přičemž smlouva byla uzavřena cca 11. den po uplynutí lhůty po podání námitek. c) Písemná zpráva zadavatele dle 85 Povinnost vyhotovit písemnou zprávu zadavatele se dle právní úpravy platné a účinné v rozhodné době vztahovala pouze na nadlimitní veřejné zakázky, nikoli tedy na přezkoumávanou veřejnou zakázku. 3. Splnil zadavatel povinnost uveřejnění výsledku zadávacího řízení dle ZVZ? a) povinnost uveřejnění ve věstníku veřejných zakázek ANO / zadavatel odeslal oznámení o výsledku zadávacího řízení ve lhůtě stanovené zákonem Zadavatel odeslal oznámení o výsledku zadávacího řízení do věstníku veřejných zakázek dne , tj. 5 dní po uzavření smlouvy. Dle 83 ZVZ byl povinen zadavatel do 48 dnů od uzavření smlouvy odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení. b) uveřejnění na profilu zadavatele Povinnost vyhotovit písemnou zprávu zadavatele se dle právní úpravy platné a účinné v rozhodné době vztahovala pouze na nadlimitní veřejné zakázky, nikoli tedy na přezkoumávanou veřejnou zakázku 4. Fáze realizace předmětu zakázky Podklady: Smlouva o dílo uzavřená mezi zadavatelem a společností KONSTRUKTIVA KONSIT a.s. dne Zadávací dokumentace pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v jednacím řízení bez uveřejnění (dodatečné stavební práce) Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění ze dne Rozhodnutí zadavatele o ustanovení hodnotící komise ze dne Nabídka na veřejnou zakázku (dodatečné stavební práce) Rozhodnutí o přidělení zakázky ze dne Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení zakázky ze dne Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne Zápisy z kontrolních dnů ( ) Zápis o předání a převzetí stavby ze dne Protokol o předání a převzetí stavby ze dne Věstník veřejných zakázek, ev.č. zakázky Profil zadavatele, https://www.softender.cz/home/zakazka/ Právní předpisy: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném do (dále již jen ZVZ ) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění účinném do11 1. Soulad obsahu zadávací dokumentace s obsahem smlouvy 2. Náležitosti smlouvy 3. Uzavření dodatku/ů ke smlouvě 4. Splnění povinnosti uveřejnění na profilu zadavatele 1. Byl obsah uzavřených smluv v souladu s obsahem zadávací dokumentace? ANO / obsah smlouvy je v souladu s obsahem zadávací dokumentace Obchodní podmínky stanovené v zadávací dokumentaci představovali závazný vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo se shodným obsahem byla uzavřena mezi zadavatelem a vítězným uchazečem. 2. Byl obsah smlouvy v souladu se zákonem? Odpovídala smlouva svým zpracováním (z hlediska detailnosti, nastavení práv a povinností) předmětu a hodnotě veřejné zakázky? ĆÁSTEČNĚ /smlouva byla v souladu se zákonem, chybělo však detailnější vymezení doby předání staveniště, nebylo explicitně upraveno, kdo je nositelem nebezpečí škody na díle Náležitosti smlouvy o dílo jsou stanoveny v 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v tehdejším znění. K posouzení vhodného obsahu smlouvy lze dále vycházet z vyhlášky č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce (dále jen vyhláška 2 ), ač tato nebyla ještě v době tvorby zadávací dokumentace platná a účinná. Smlouva byla v souladu se zákonem, neobsahovala jednostranně nevýhodná ustanovení a nepřiměřené sankce. Smlouva byla s ohledem na předmět plnění a hodnotu veřejné zakázky koncipována dosti jednoduše, chybělo explicitní stanovení doby předání stanoviště, (což vyžaduje vyhláška 2, ač toto nebyla ke dni podpisu smlouvy zákonná povinnost zadavatele), nebylo explicitně upraveno, kdo je nositelem nebezpečí škody na díle v průběhu realizace díla. 3. Byly ke smlouvě uzavřeny dodatky? / ANO Bylo postupováno v souladu se ZVZ? a) postup zadání a uzavření dodatků podle ZVZ ANO / byl uzavřen dodatky v souladu se ZVZ Ke smlouvě byl uzavřen dodatek č. 1 dne , na základě kterého byla cena za provedení díla navýšena o dodatečné práce v celkové hodnotě ,67 Kč vč. DPH. Tento dodatek byl uzavřen na základě jednacího řízení bez uveřejnění. Zadavatel dodržel zákonem požadovaný procedurální postup jednacího řízení bez uveřejnění. Dle 23 odst. 7 písm. a) ZVZ lze zadat v rámci jednacího řízení bez uveřejnění dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Dle 23 odst. 7 písm. a) alinea 3 ZVZ nesmí celkový rozsah dodatečných stavebních prací překročit 20% ceny původní veřejné zakázky. 1112 Zadavatel splnil limit shora uvedený limit 20%, pro posouzení oprávnění k uzavření dodatku č. 1 by bylo zapotřebí hlubší znalosti objektivně nepředvídatelných okolností, jež jsou podmínkou pro zadání víceprací. b) Splnil zadavatel povinnost oznámit výsledek zadávacího řízení na dodatečné práce v rámci jednacího řízení bez uveřejnění dle 83 ZVZ? NE / zadavatel nesplnil povinnost dle 83 ZVZ Z údajů zveřejněných ve věstníku veřejných zakázek nevyplývá, že by zadavatel odeslal oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění do věstníku VZ. 4. Splnil zadavatel povinnost uveřejnění na profilu zadavatele? NE / údaje a dokumenty nebyly uveřejněny v zákonem stanovené lhůtě Zadavatel uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu o dílo dne , dodatek č. 1 dne a seznam subdodavatelů dne Datum uveřejnění skutečně uhrazené ceny vč. DPH z profilu zadavatele nevyplývá. Dle 147a zavedeného tzv. transparenční novelou (nabyla účinnosti až po zahájení zadávacího řízení, nicméně v případě, že smlouva byla uzavřena již za účinnosti této novely, povinnost stanovená v 147a se na dodavatele vztahuje) je zadavatel povinen smlouvu na profilu zadavatele uveřejnit do 15 dnů ode dne jejího uzavření, výše skutečně uhrazené ceny do 90 od splnění smlouvy, seznam subdodavatelů do 90 dnů od splnění smlouvy. Z uvedeného vyplývá, že: smlouva byla uveřejněna po 20 dnech ode dne jejího uzavření, dodatek č. 1 byl uveřejněn po 59 dnech ode dne jeho uzavření, tj. po zákonem stanovené lhůtě, seznam subdodavatelů byl uveřejněn dne , ačkoli smlouva byla splněna dne , tj. po zákonem stanovené lhůtě, datum uveřejnění skutečně uhrazené ceny z profilu zadavatele nevyplývá, nelze tudíž ověřit splnění zákonné lhůty. 5. Byla realizace předmětu zakázky náležitě kontrolována? ANO / provedeno 16 kontrol na místě Kontroly probíhali pravidelně každý týden po celý průběh stavby. Celkem bylo provedeno v průběhu plnění (od do ) 16 kontrol za účasti zaměstnanců města, zhotovitele, autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP. V průběhu plnění vyvstala potřeba dodatečných prací, v době proběhlo JŘBU na dodatečné práce za Kč bez DPH a realizace díla byla prodloužena do Z dokumentů není zřejmé, zda potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, nicméně vzhledem k marginálnímu navýšení ceny o 1,43 % není tento nedostatek závažný. Dílo bylo předáno zadavateli dle smluvního dodatku v termínu. Nebyli však k dispozici přílohy předávacího protokolu o rozsahu vad a nedodělků ani zápis z kontrolního dne , kdy měla proběhnout kontrola odstranění závad z přejímky. 1213 5. Fáze ukončení realizace a předání předmětu plnění do užívání Podklady: Zápis o předání a převzetí dokončené stavby, Seznam uhrazených faktur. 1. Odpovídají výsledky realizace úvodnímu zadání? / ANO Dle poskytnutých dokumentů byl předmět zakázky realizován dle uzavřené smlouvy a dodatku (rozsahem, termínem a cenou). Došlo pouze k drobnému navýšení ceny o 1,42 % a prodloužení termínu plnění o 14 dní, což nemohlo mít podstatný vliv na efekt předmětu zakázky. 2. Bylo provedeno konečné vyhodnocení realizované zakázky, (zda bylo dosaženo stanovených cílů a potřeb, harmonogramu, nákladů a kvality dodání)? / NE Zadavatel neprovedl žádné vyhodnocení investice, v rámci kterého by posuzoval míru splnění stanovené cíle. 13 Podobné dokumenty
Případová studie veřejné zakázky Revitalizace veřejných prostranství v prostoru obytného souboru Malinovského a náměstí Republiky město Uherské Hradiště Oživení o. s., září 2014 Martin Kameník, věcné hodnocení Více PŘÍLOHA č. 1 k MD č. 27
PŘÍLOHA č. 1 k MD č. 27 KONTROLNÍ LIST NA KONTROLU VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ K ZAKÁZCE OD 1 MIL. KČ BEZ DPH (PLATNÝ PRO ZAKÁZKY ZADANÉ OD 1. 4. 2012 V REŽIMU ZÁKONA) 12 (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ, VEŘEJNÝ A DOTOVANÝ 3 ZADAVATEL) Více ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 Datum vydání: květen 2015 Verze 1.0 Obsah: 1. Část Obecná ustanovení... 3 1.1 Působnost... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Zásady Více 5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 80
5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ Příjemce podpory (dále též zadavatel) je při zadávání zakázky na realizaci podporovaného opatření povinen vždy postupovat dle pravidel uvedených níže v této kapitole 5. Příjemce podpory Více Analýza právní úpravy veřejných zakázek v ČR po poslední novele k 1. 4. 2012
Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců se zájmy zaměstnavatelů Analýza právní úpravy veřejných zakázek v ČR po poslední novele k 1. 4. 2012 Analýza zpracovaná v rámci projektu Udržitelnost sociálního dialogu Více PŘÍLOHA č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE
PŘÍLOHA č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE OBSAH 1 PREAMBULE... 3 2 OBECNÁ USTANOVENÍ... 4 Oddíl 1: Působnost Více Veřejné zakázky Transparentní novela zákona. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz
Veřejné zakázky Transparentní novela zákona Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Zpracovalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. TRANSPARENTNÍ NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Více POMŮCKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
POMŮCKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PRO VYKLÁDÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z HLEDISKA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V POSTAVENÍ DOTOVANÉHO ZADAVATELE Obsah 1 Úvodní slovo... 1 2 Pojmy zadávání veřejných Více Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona Více ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014
S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126. Více PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA
DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA Více P R A V I D L A. pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3
Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1273 ze dne 17. 8. 2010 P R A V I D L A pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy Obsah HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... Více SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ
SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE ročník 2014 2/2014 SMĚRNICE Rady města České Budějovice ze dne 28. 5. 2014, o postupu při zadávání veřejných zakázek Účinnost ode dne 9. 6. 2014 Více TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8 nástavba administrativní Více II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)
Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových Více MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Více TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Pavilon aviární medicíny zhotovitel stavby ve vztahu Více ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejný zadavatel Název: Sídlem: IČO:
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Sídlem: IČO: vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném Více Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele
Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Tento dokument doporučujeme využít u příprav výběrových řízení na dodavatele realizovaných podle Pravidel pro výběr dodavatelů, závazné metodiky Více Veřejné zakázky v ROP Severozápad aneb čeho se vyvarovat
Veřejné zakázky v ROP Severozápad aneb čeho se vyvarovat 1 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad ZÁKLADNÍ POJMY Zadavatel Subjekt, který zadává zakázku. Veřejný zadavatel Stát, kraj, Více SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE
Rok 2011 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 2/2011 SMĚRNICE Rady města České Budějovice ze dne 24. 8. 2011 o postupu při zadávání veřejných zakázek (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných Více NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI
III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Více Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení
Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Pro nadlimitní zakázky veřejného zadavatele Podle právního stavu k 1. 4. 2012 1 Obsah A. Schéma postupu zadávání veřejné zakázky... 4 1. Úvodní poznámky... Více DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK
DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1. Více ZMĚNY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
ZMĚNY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK transparentní novela - zákon č. 55/2012 Sb. Mgr. Markéta Adámková Ing. Mgr. Radek Vršecký, Ph.D. Cíle transparentní novely boj proti korupci transparentnost omezení diskriminace Více a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);
Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje Více Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy
Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Stavební práce - opravy mateřské školy ČÁST I. - Podmínky zadávacího řízení Vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky na stavební práce se Více ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu na služby Zadavatel veřejné zakázky Obec Vinařice, Více Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí
Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Více Město Černošice Městský úřad Černošice. Vnitřní předpis č. 5 Zadávání veřejných zakázek
Město Černošice Městský úřad Černošice Vnitřní předpis č. 5 Zadávání veřejných zakázek Datum Jméno, příjmení Podpis Zpracoval Ing. Anna Hrabáková Ověřil Schválil Vnitřní předpis v listinné podobě je uložen Více 2016 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář

References: zákona č. 137
 zákona č. 106
 zákona č. 55
 čl. 5
 čl. 4
 zákona č. 513
 zákona č. 137
 zákona č. 137
 zákona č. 137
 ZÁKONA Č. 137
 ZÁKONA Č. 137