Source: http://docplayer.es/2277439-Documento-no-3-pliego-de-prescripciones-tecnicas-particulares.html
Timestamp: 2017-09-25 15:53:36+00:00

Document:
DOCUMENTO Nº 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES - PDF
Download "DOCUMENTO Nº 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES"
Emilia Castilla Romero
1 DOCUMENTO Nº 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
2 DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES ÍNDICE GENERAL PARTE 1ª. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES PARTE 2ª. MATERIALES BÁSICOS PARTE 3ª. EXPLANACIONES PARTE 4ª. DRENAJE PARTE 6ª. PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS PARTE 7ª. SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN PARTE 8ª. VARIOS
3 PARTE 1ª
4 PARTE 1ª. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES ÍNDICE Página ARTÍCULO 100 DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN... 1 ARTÍCULO 101 DISPOSICIONES GENERALES... 1 ARTÍCULO 102 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS... 3 ARTÍCULO 103 INICIACIÓN DE LAS OBRAS... 7 ARTÍCULO 104 DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS... 8 ARTÍCULO 105 RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA ARTÍCULO 106 MEDICIÓN Y ABONO ARTÍCULO 107 OFICINA DE OBRA ARTÍCULO 108 OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA ARTÍCULO 109 RECEPCIONES... 13
5 PP.1 ARTÍCULO 100 DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEFINICIÓN El presente pliego constituye el conjunto de normas que, juntamente con las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG-3 de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1976, y lo señalado en los planos del proyecto, definen todos los requisitos técnicos de las obras que son objeto del mismo. Es legal, a todos los efectos, por O.M. de 6-II-76, la publicación de dicho Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, editada por el Servicio de Publicaciones del Ministerio de Fomento. El conjunto de ambos pliegos contiene, además, la descripción general de las obras, las condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las unidades de obra, y son la norma y guía que han de seguir el Contratista y el Director. Además son de aplicación las Órdenes Ministeriales y Órdenes Circulares sobre modificación de determinados artículos del pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes ÁMBITO DE APLICACIÓN El presente pliego será de aplicación a la construcción, control, dirección e inspección de las obras correspondientes a la Reposición de la acequia de Aciberos, Ayuntamiento de Lubián (Zamora), en la Autovía de las Rias Bajas A-52. Tramo: Requejo - Villavieja OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado (Decreto 3854/1970) de 31 de Diciembre. Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto 1.098/2001 de 12 de Octubre. Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Ley 25/1988 de 29 de Julio, de Carreteras y posteriores modificaciones. Reglamento General de Carreteras (Decreto 1812/1994) de 2 de Septiembre. Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997, del Ministerio de Fomento por la que se aprueban los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios (BOE del 24 de enero de 1998) Modificada por Orden Ministerial de 13 de septiembre de 2001 del Ministerio de Fomento (BOE del 26 de septiembre de 2001) Ley, de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa (BOE del 17). La Ley 11/1996, de 27 de diciembre, modifica el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa. ARTÍCULO 101 DISPOSICIONES GENERALES DIRECCIÓN DE LAS OBRAS El adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute PERSONAL DEL CONTRATISTA El adjudicatario está obligado a adscribir, con carácter exclusivo y con residencia a pie de obra, un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o un Ingeniero Técnico de Obras Públicas, sin perjuicio de que cualquier otro tipo de técnicos tengan las misiones que les correspondan, quedando aquél como representante de la contrata ante la Dirección de las obras. Decreto, de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa (BOE del 20 de junio) Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE del 29, rectificaciones BOE del 11 de diciembre) Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (BOE del 28) de desarrollo parcial de la Ley16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Modificado el artículo 58 (1% cultural) por el Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero (BOE del 9) Instrucciones (I.C.) de la Dirección General de Carreteras. Orden Circular 315/91 T Y P, de 16 de Mayo, sobre carriles en nudos. Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02). Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) aprobada por R.D. 1247/2008 de 18 de Julio. Instrucción para la recepción de cementos RC-08, aprobada por R.D. 956/2008 de 6 de junio.
6 PP.2 Orden Circular 300/89 P y P, de 20 de marzo, sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. Orden Circular 309/90 C Y E sobre hitos de arista. Orden Circular 318/91 T y P, de 10 de abril, sobre galvanizado en caliente de elementos de acero empleados en equipamiento vial. Orden Circular 28/2009, de 19 de octubre de 2009, sobre criterios de aplicación de barreras metálicas. Orden Circular 321/95T y P, de 12 de diciembre de 1995, por la que se aprueban las Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos y su catálogo anexo. (Todo lo relativo a pretiles metálicos queda derogado y sustituido por la OC 23/2008. Todo lo relativo a barreras metálicas queda derogado y sustituido por la OC 28/2009) Orden Circular 325/97 T, de 30 de diciembre, sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras en lo referente a sus materiales constituyentes. El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de Carreteras (PG-3), aprobado por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976 y sus posteriores modificaciones. Orden Circular 326/00 Sobre geotécnia vial en lo referente a materiales para la construcción de explanaciones y drenajes Orden Ministerial FOM/475/02, de 13 febrero de 2.002, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes relativos a hormigones y aceros. Orden FOM 1382/2002, de 16 de Mayo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenaje y cimentaciones. Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a la construcción de Firmes y Pavimentos Reglamento técnico de líneas aéreas de alta tensión (Decreto 3151/1968). Reglamento electrotécnico para baja tensión (Decreto 842/2002). Instrucciones complementarias MI BT (O.M. de Industria de 31/12/1973 y ). Orden Circular 308/89 C y E sobre recepción definitiva de obras. Nota de Servicio de la Subdirección General de Construcción, complementaria de la O.C: 308/89 C y E sobre recepción definitiva de obras, de 9 de octubre de 1991, que matiza algunos puntos de la citada. Recomendaciones sobre actividades mínimas a exigir al contratista para el autocontrol de obras, Norma de Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo para la ejecución de ensayos de materiales, actualmente en vigor. Estatuto de los Trabajadores, aprobado por R.D.L. 1/1995, de 24 de Marzo. Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE de 19 de octubre de 2006 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. (BOE 25 de octubre). Corrección de errores BOE del 12 de septiembre de Modificado por Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo (BOE del 14 de marzo de 2009) Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción (BOE de 25 de octubre). Modificado por el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE de 29 de mayo) Nota de servicio 7/2001, de 27 de abril, sobre diligencia del libro de incidencias para control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en las obras de la dirección General de Carreteras. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales (BOE del 10) Esta Ley se encuentra afectada por: Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. (BOE del 21 de junio) Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua, (T.A.A.) Orden MOPU de 28 de julio de Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones, (T.S.P.) de 15 de septiembre de Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. (BOE del 1 de mayo; corrección de erratas BOE del 30/05/01 y BOE del 22/06/01) Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE del 25)
7 PP.3 Real Decreto 1215/1997, de 18 de junio, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE del 7 de agosto) Real Decreto 773/1997, de 22 de mayo, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (BOE del 12 de junio) Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre Protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE del 24) Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE del 24) Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE del 23) Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General de Carreteras (1997) Métodos de Ensayo de Laboratorio Central de Ensayos de Materiales. (M.E.L.C.) Normas U.N.E. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Nota de Servicio 4/2001, de 27 de abril, sobre pintura de barandas, pretiles metálicos y barandillas a utilizar en la Red de Carreteras del estado gestionada por la Dirección General de Carreteras Recomendaciones prácticas para una buena protección del hormigón I.E.T. Instrucción para el control de fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas. Reglamento Nacional del Trabajo para la Industria de la Construcción y Obras Públicas (Orden Ministerial de 1 de Abril de 1964). Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden Ministerial de 28 de Agosto de 1970). Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE del 23) Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (2 de Abril de 1985). Capítulo X: "Explosivos" (I.T.C. 10). Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero de, sobre Servicios de prevención (BOE del 31) Cumplimentado de artículo 6.1, d) y e) y desarrollo de los artículos 30, 31, 32 y de la disposición transitoria 20. Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto de 1996, de desarrollado del artículo 13. Aplicado por INSTRUCCIÓN 26 de febrero de La Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (BOE del 31) Resolución de 5 de marzo de 1999, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transporte s, sobre delegación de competencias de atribuciones en materia de seguridad y salud en las obras de carreteras en los Jefes de Demarcación de Carreteras del Estado (BOE del 25 Real decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE de 13 de febrero) Orden Ministerial, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado (BOE del 18 de septiembre) Esta Orden Ministerial ha sido modificada parcialmente por el Real Decreto 208/1989, de 3 de febrero, (BOE del 1 de marzo) por el que se añade el artículo 21 bis y se modifica la redacción del artículo 171.b) A del Código de la Circulación Serán de aplicación, asimismo, todas aquellas normas de obligado cumplimiento provenientes de la Presidencia del Gobierno y demás Ministerios relacionados con la Construcción y Obras Públicas, que estén vigentes en el momento de la ejecución de las obras, y especialmente las de seguridad y señalización. Será responsabilidad del Contratista conocerlas y hacerlas cumplir, sin poder alegar en ningún caso que no se le ha hecho comunicación explícita. En el caso de que se presenten discrepancias entre algunas condiciones impuestas en las Normas señaladas, salvo manifestación expresa en contrario por parte del Autor del Proyecto, se sobreentenderá que es válida la más restrictiva. Las condiciones exigidas en el presente Pliego deben entenderse como condiciones mínimas. ARTÍCULO 102 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS La solución que se proyecta consiste en la reposición de la antigua acequia utilizando los dos tramos existentes actualmente y construyendo otros nuevos para dar continuidad a los mismos y llevar el agua a un punto de desagüe adecuado. Se ha dividido la obra en 8 tramos diferenciados para hacer más fácil el seguimiento y el tratamiento de la obra, nombrados desde el inicio de la acequia (tramo 1, toma de agua) hasta el punto de desagüe, tramo 8.
8 PP.4 Los tramos 1, 2, 3, y 4 están situados en la margen izquierda de autovía y los restantes en la margen derecha de la A-52. TRAMO 1 El Tramo 1 coincide con uno de los tramos a reutilizar. Este tramo de unos 360 m. de longitud se encuentra a su vez cortado en dos subtramos por un acantilado rocoso de unos 8 metros de altura, provocado en la fase de la obra principal por la excavación del nuevo trazado del Río Pedro. Se encuentra a una distancia media de unos 60 metros al borde de la calzada de la Autovía. El estado de conservación de este tramo es deficiente, han pasado unos 11 años desde la obra principal y la vegetación se ha adueñado del cuenco de la acequia, se han producido desprendimientos de los laterales de la misma, se han tapado algunas zonas por piedras caídas, se corta en varios puntos por arroyos perpendiculares a su trazado, etc Comienza en la toma de agua, una pequeña represa en mal estado que hace que actualmente no circule agua por el caño. Esta toma de agua no es objeto de este proyecto, no se debe actuar en ella bajo ningún concepto pues al no disponer la acequia de ninguna concesión de riego legal, se podría incurrir en sanciones por derivación de aguas de cauce público sin autorización. Por este motivo se ha previsto comenzar a limpiar y adecuar el canal de riego unos 5 metros aguas abajo de la toma de agua. Termina el Tramo 1 en el inicio de un vertedero de obra, en torno al p.k de la A-52, donde comienza el trazado de la acequia a aproximarse a la autovía. Unos 70 metros antes de llegar al vertedero, el canal hace una curva para bordear una pequeña vaguada por la que circula un arroyo, que atraviesa actualmente el canal, con lo que se prevé el colocar una batería de 3 tubos de 600 mm. de diámetro para que circule el arroyo y sobre ellos tenga continuidad la acequia. Se prevé que la partida de mayor volumen para adecuar el Tramo 1 sea la de limpieza de vegetación, con parte variable de pequeñas excavaciones en tierras para limpiar el cauce de aportaciones varias de tierras y retirada de piedras y troncos de árboles caídos. Dado que este cauce tiene una anchura media aproximada entre 1,5 y 2 metros y se hace difícil la entrada de máquinas de tamaño normal para efectuar los trabajos, se propone la utilización de maquinaria tipo mini/micro con anchuras (de hasta 1 metro) y pesos acordes al trabajo a realizar, así como para minimizar las afecciones por paso de las mismas a las fincas existentes. Este Tramo 1 se corta a unos 150 metros del inicio por un acantilado rocoso, lo que hace que haya que restaurar la circulación de agua en unos 50 metros para conectar la primera parte del canal con la parte posterior al acantilado y continuar el trazado del cauce primitivo. Se proyecta por tanto una solución aérea mediante una pasarela metálica colgada del macizo rocoso consistente en un tramex galvanizado de 2,5 metros de anchura sobre el que irá fijada una canaleta rectangular de PVC (para que la estructura soporte menos peso) de 1,5 metros de ancho y 40 cm de calado. Al borde exterior del tramex se colocará una barandilla formada por palastros verticales y cables horizontales para evitar la caída al vacío. El tramex se fijará a unos perfiles metálicos horizontales anclados a la roca mediante bulones de 1 metro de longitud. A su vez, estos perfiles metálicos horizontales irán sujetos por tornapuntas (perfiles metálicos) inclinadas también ancladas a la roca mediante bulones de 0,55 metros de longitud. Se soluciona la conexión de los tramos en tierras con el aéreo mediante arquetas de inicio y fin que canalicen el agua de forma correcta en ambos sentidos. TRAMO 2 Comienza en el inicio de un vertedero de obra sobre el p.k de la A-52, a una distancia de unos 50 m. de las misma. Este tramo es de nueva construcción y dado que el terreno está más alto que la rasante proyectada de la acequia, se debe desmontar parte del vertedero para acometer este tramo 2. Se ha previsto una excavación en terreno clasificado como de tránsito debido a la gran cantidad de piedras de considerado tamaño que se observan y que procederían de las voladuras de los desmontes/túneles previsiblemente. La sección tipo de la acequia es trapezoidal en tierras de 1,5 metros de anchura por 0,41 m. de calado, con taludes ¼ (H/V) y una pendiente cercana al 3 La altura máxima de excavación es de unos 3 metros con unos taludes 3/2 (H/V). Se prevén extender a lo largo de la misma dos cordones de tierras de la excavación de 1 metro de ancho en las cabezas de talud, separados unos 3 metros de dicha cabeza de talud, con el fin de evitar que el agua de escorrentía vaya al canal. El trazado del canal se va aproximando a la autovía paulatinamente hasta una distancia de 2-3 metros del borde de calzada. Este tramo finaliza en el p.k de la A-52 y conecta con la cuneta en tierras existente.
9 PP.5 En torno al p.k. 20 se intercepta un pequeño cauce de escorrentía que viene del camino superior (salvado en el camino por un tubo de Ø500 mm.) que se solventa con colocar una batería de 3 tubos de 600 mm. de diámetro para que circule la escorrentía y sobre ellos tenga continuidad la acequia. TRAMO 3 Comienza en el p.k y finaliza en el p.k de la margen izquierda de la A-52. En este tramo existe una cuneta en tierras muy tupida por la vegetación. Se propone realizar una limpieza de la misma y hormigonarla con HM-20 (e=15 cm) para facilitar el mantenimiento posterior, manteniendo siempre la rasante actual. Se mantendrá la sección tipo de la cuneta hormigonada existente más adelante, 2,00 metros de anchura y 20 cm. de calado. La pendiente existente es aproximadamente del 4%. TRAMO 4 Comienza en el p.k de la margen izquierda de la A-52 y termina en el p.k de la misma margen. Se proyecta que el caudal de riego de la acequia discurra por la cuneta a lo largo de la margen izquierda de la misma para no ir entubado durante 400 m. bajo la misma con el riesgo que ello supone de fugas inesperadas así como de un mantenimiento muy dificultoso. A esto hay que sumar el hándicap de que en este tramo de cuneta, al ser desmonte, existe un dren de Ø 160 mm. bajo berma según el Proyecto de Construcción de la Autovía y según las comprobaciones realizadas en campo se observa bajo cuneta. Se encuentra a unos 50 cm. de profundidad teórica de Proyecto respecto del vértice de la cuneta (se ha medido esa profundidad en la salida del dren de la arqueta de la ODT del p.k y coincide más o menos, pero en algunas zonas en el entorno del paso superior se observa muy somero, prácticamente bajo el hormigón del vértice de la cuneta), con lo que el tubo tendría que respetar necesariamente dicho dren en caso de ser entubado. Por todo ello se prefiere llevar el caudal en lámina libre sobre la cuneta. En general dicha cuneta, en obra, se hizo ligeramente mayor que lo definido en Proyecto para que pudiera recoger el caudal de riego de la acequia, según se indica en los documentos de la obra. Debido a ello, es necesario separar las aguas de riego de la acequia de las aguas de escorrentía provenientes de la plataforma de la carretera, por lo que será necesario redefinir la geometría de la cuneta existente. Así mismo, los primeros 25 metros de la cuneta hormigonada existente en el p.k , se encuentran muy deteriorados y obstruidos por la vegetación que nace en el vértice de la cuneta. Se propone una limpieza de la vegetación, una demolición de la mitad de la cuneta del talud interior con objeto de elevar un poco el calado en ese borde puesto que la cuneta es asimétrica y a la vez sanear el vértice de la cuneta de vegetación, siempre cuidando de no dañar el dren existente en el caso de ir somero. Se ha diseñado una geometría mixta de la cuneta, consistente en un canal rectangular en la parte interior del talud de dimensiones 0,75 x 0,2 m. (ancho x alto) respetando más de la mitad de la cuneta existente del lado de la plataforma. De esta forma se separa en dos dicha cuneta a fin de conducir de manera separada los dos flujos de agua, y sólo es necesario demoler la parte interior de la cuneta. Las dimensiones de la cuneta existente en el inicio, son variables debido a una pila del paso superior que coincide en medio de la cuneta y a una roca existente al lado del estribo del citado paso superior que hace varíen en esa zona desde los 2 m de anchura en el estribo hasta los 0,8 m unos metros hacia mayor p.k. A medida que la roca se separa de la plataforma, la cuneta se ensancha hacia mayores p.k., llegando a los dos metros de anchura a unos 50 metros del final del estribo. La cuneta alcanza su mayor anchura, unos 3 metros, a 85 metros del estribo y continua constante hasta la ODT del p.k En esta zona de estrechamiento anterior, de unos 100 m. lineales, en obra se dispuso un bordillo en el borde del aglomerado (el peralte es favorable a la curva y vierte el agua hacia la cuneta) para evitar que el agua de la escorrentía de la plataforma vertiera a la cuneta y la transportará unos metros más adelante donde la cuneta tiene sus dimensiones normales. Por tanto, se respeta ese criterio y desde el inicio del tramo que circula sobre la cuneta hasta el final del estribo, (donde la cuneta tiene unas dimensiones de 2 metros de anchura y 20 cm. de calado, compatibles con el caudal requerido) la cuneta existente solamente transportará el agua de riego y no tendrá sección mixta. Habrá que ensanchar la cuneta después de la pila hasta el inicio del estribo hasta los 2 m. demoliendo el pie del encachado unos 80 cm. aproximadamente. Desde el final del estribo y en unos 40 metros aproximadamente, se tendrá que demoler la cuneta existente (con cuidado de no dañar el dren en caso de ir superficial) y excavar en la roca unos 150 cm. hacia el talud para conseguir una anchura total de 2,15 m. que necesita la cuneta con sección mixta que separe los dos caudales existentes; por la parte interior de la cuneta circulará el caudal de riego y por la parte exterior. pegada a la calzada, discurrirá el caudal de escorrentía de la plataforma. A partir del extremo final del párrafo anterior, la cuneta existente tiene una anchura mínima de 2 metros (no simétrica) durante otros 50 metros, con lo que sólo hay que demoler unos 80 cm. de la mitad interior y construir el canal de riego en esa zona.
10 PP.6 A unos 90 metros a mayor p.k. del estribo y hasta el p.k , la cuneta (asimétrica) aumenta su anchura hasta los 3 metros, 1,2 m. del lado interior y 1,8 m. del lado de la calzada, con calados de 20 y 45 cm. respectivamente, con lo que hay que demoler unos 90 cm. de la mitad interior y construir el canal de riego según se indica en los planos. Como punto conflictivo, se presenta un estrechamiento en el p.k debido a una arqueta registrable de una ODT que hace que la cuneta se estreche hasta 1,6 m. de anchura. En este punto hay que verter el caudal de escorrentía a la arqueta y pasar por el estrechamiento de la cuneta el caudal de riego, con lo que se proyecta un emboquille tipo imbornal in situ de la sección de escorrentía (exterior) hacia un tubo Ф 400 mm. que bajo el vértice de la cuneta lleve el caudal hasta la arqueta. De este modo todo el caudal de riego circulará sin impedimentos por la cuneta existente. La sección de la cuneta en el estrechamiento es de 1,6 m. de anchura con calado máximo de 0,35 m. en el borde de la calzada y de 0,20 m. en el lado de la arqueta, siendo éste por tanto el límite a tener en cuenta en los cálculos. Con estas características geométricas circularía un caudal insuficiente. Por ello habrá que implementar un murete vertical de unos 10 cm. de altura de espesor encima de la pared de la arqueta a modo de canal para poder elevar el calado unos 2 cm. necesarios para que circule el caudal de 0,51 m 3 /sg necesarios. Una vez pasada la arqueta, volverá a construirse la sección mixta de separación de caudales en la forma indicada anteriormente (sección de 2,15 m), hasta el punto de cruce de la Autovía, el p.k , donde se entrega el caudal de riego a la arqueta existente y finaliza por tanto el canal de riego. En este punto habrá que realizar un cruce del caudal de escorrentía hacia la parte interior de la cuneta para salvar la arqueta. Se proyecta un emboquille hacia un imbornal/canal rectangular in situ de 20 cm. de calado y metro y medio de ancho que bajo el vértice de la cuneta y bordeando la arqueta por el lado del talud, transporte el caudal de escorrentía hasta la cuneta existente aguas abajo de la arqueta. Se estima que con una pendiente del 1% en unos 10 metros se recuperará la rasante del vértice de la cuneta existente. Este tubo parte de una arqueta en dicho p.k. que en la actualidad parece obstruida por ramas, botellas, plásticos, etc Se proyecta por tanto una partida para la limpieza, reparación y puesta en funcionamiento del sistema arqueta-tubo. TRAMO 5 Este tramo es de nueva construcción. Comienza en el p.k de la margen derecha de la A-52, donde el tubo anterior entrega el agua y finaliza en torno al p.k a unos 100 m. de distancia de la calzada hacia el interior del monte. El trazado discurre íntegramente en desmonte. Se ha previsto una excavación en terreno clasificado como roca debido a la información recogida en el Proyecto de Construcción de la A-52, al tipo de material observado en los desmontes adyacentes y a las rocas que afloran in situ a lo largo del trazado. La sección tipo de la acequia es trapezoidal en tierras de 1,5 metros de anchura por 0,41 m. de calado, con taludes ¼ (H/V) y pendientes variables, desde el 9 al 10%. La altura máxima de excavación es de unos 3,7 metros con unos taludes 3/2 (H/V). Se considera una altura excesiva para dejar a cielo abierto la excavación y realizar el mantenimiento con seguridad, con lo que se ha previsto una entubación del canal con un tubo de Ø 600 mm. entre los p.k. (locales) 20 a 80 del tramo 5, y un relleno de tierras de la excavación hasta restaurar la cota original entre esos p.k., a partir de los cuales las alturas de excavación se minimizan hasta los 1,20 m. y desaparecen todos los problemas indicados anteriormente. En la zona final, entre los p.k. (locales) 220 y 270, la pendiente de la rasante sube hasta el 10,4%, con lo que se proyecta hormigonar la solera del canal así como 15 cm. de altura en los hastiales para evitar erosiones debido a la velocidad del agua. TUBO DE CRUCE DE AUTOVÍA EN P.K En la actualidad existe un tubo de Ø 600 mm. que cruza la Autovía de izquierda a derecha en el p.k Este tubo se dejó colocado durante la construcción de la Autovía con el mismo fin que se pretende en la actualidad, el pasar el agua de la acequia de riego de la margen izquierda a la margen derecha de la Autovía, según se recoge en los documentos consultados de la obra. TRAMO 6 Este tramo existe en la actualidad y conecta con el final del tramo 5, que deberá entregar el agua al cauce existente una vez limpio y recuperado su calado. Se prevé que entre la limpieza de vegetación y recuperación del calado se llegue fácilmente a unos cm. de profundidad en ciertas zonas, como en el inicio. Tiene unos 262 m. de longitud y se encuentra a una distancia media de unos 90 metros al borde de la calzada de la Autovía, aproximándose a ella a medida que avanzamos hasta el final, coincidente con una ODTL de la propia A-52.
11 PP.7 Al igual que en el tramo 1, el estado de conservación es precario y la vegetación se ha adueñado del cuenco de la acequia, se han tapado algunas zonas por piedras caídas, etc Finaliza en una ODTL de la autovía, en torno al p.k de la misma, que cruza la acequia perpendicularmente, con lo que se ha previsto colocar una batería de 3 tubos de 600 mm. de diámetro para que circule el arroyo y sobre ellos tenga continuidad la acequia Dadas las pendientes que tiene la cuneta, se propone hormigonar la parte en tierras con la misma sección que la existente en los tramos inicial y final con el fin de evitar erosiones. También se realizará una limpieza de los tramos de cuneta existentes de hormigón. El tamo finaliza en una arqueta que a su vez conecta con un tubo, existentes ambos, que entrega el agua al cauce de salida de la ODT existente. Dicha arqueta se encuentra obstruida por piedras con lo que se ha previsto una partida para la adecuación y limpieza del sistema arqueta-tubo. TRAMO 7 Comienza en la ODTL de la autovía, en torno al p.k , y finaliza en una batería de dos tubos de Ø 600 mm que cruzan un camino a la altura del p.k de la A-52. Este trazado es de nueva construcción, se proyecta en el pie de talud del terraplén de la autovía por su margen derecha y tiene una longitud de 129 metros. Todo el tramo discurre en desmonte y la altura máxima de excavación es de 1,3 metros con unos taludes 1/1 (H/V). Se ha previsto una excavación en terreno clasificado como tránsito debido al tipo de material observado en el terraplén existente, grandes piedras procedentes de la construcción probablemente de un pedraplén/todo uno en vez de un terraplén de suelo. La sección tipo de la acequia es trapezoidal de 1,5 metros de anchura por 0,41 m. de calado, con taludes ¼ (H/V) y pendientes variables, desde el 8% al 30%. Debido a ello se hormigonará en todo el tramo la solera más 15 cm. de altura en los hastiales para evitar problemas de erosión. Se han diseñado unos disipadores de energía a modo de resaltos de hormigón en el último tramo de la acequia, entre los p.k. 90 y 110, con el fin de limitar la velocidad del agua y no tener problemas de erosiones a la entrada de los tubos que conectan con el tramo siguiente. TRAMO 8 Este es el último tramo que comprende el proyecto. Comienza en el camino a la altura del p.k de la A-52 y termina en la salida de una ODT de la Autovía en torno al p.k que a su vez vierte al río. Discurre por la cuneta del camino en una longitud de 140 metros. Actualmente dicha cuneta está hormigonada en unos 60 metros (30 iniciales y 30 finales) y en el resto, unos 85 m., se encuentra en tierras. La cuneta se encuentra muy tupida por la vegetación, sobre todo en el tramo en tierras. Es triangular y tiene unas dimensiones de 1,20 m. de ancho con un calado de 25 cm., y pendientes medias de un 7% en los primeros 115 metros y del 10% en los 30 últimos metros. ARTÍCULO 103 INICIACIÓN DE LAS OBRAS PROGRAMA DE TRABAJOS Redacción El programa de trabajo general se desarrollará mediante el método PERT y un diagrama de barras con expresión detallada, como mínimo, de los aspectos que se indican en la Cláusula 27 del PCAG. Dentro del plazo general de ejecución se preverán los necesarios para la primera etapa de las obras (instalaciones, replanteos, etc.), así como para la última (inspecciones, remate, etc). Este programa deberá ser sometido, antes de la iniciación de los trabajos, a la aprobación del Ingeniero Director de los mismos, quién podrá realizar las observaciones y/o correcciones que estime pertinentes en orden a conseguir un adecuado desarrollo de las obras. En el programa deberán figurar todas las unidades importantes y/o que al menos supongan más de un 2% cada una, del Presupuesto General de Ejecución Material. También figuran las actividades no incluidas en el presupuesto que tengan relación con el desarrollo de la obra, como: permisos, expropiaciones, instalaciones, desvíos, pasos provisionales, etc. También figurarán en el programa de trabajos los condicionantes más destacados de Actuaciones Medioambientales, Seguridad y Salud y Control de Calidad. Seguimiento El programa deberá mantenerse actualizado en todo momento, debiendo analizarse el cumplimiento del mismo o, en caso contrario, analizar las causas de la posible desviación, juntamente con la Dirección de la Obras y proponer a ésta posibles soluciones (nuevos equipos, etc.) ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de obra y comenzará los trabajos en los puntos que se señalen.

References: ARTÍCULO 100
 ARTÍCULO 101
 ARTÍCULO 102
 ARTÍCULO 103
 ARTÍCULO 104
 ARTÍCULO 105
 ARTÍCULO 106
 ARTÍCULO 107
 ARTÍCULO 108
 ARTÍCULO 109
 ARTÍCULO 100
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 52
 ARTÍCULO 101
 Real Decreto 
 artículo 58
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 6
 Real Decreto 
 artículo 13
 Resolución 
 Real decreto 
 Real Decreto 
 artículo 21
 artículo 171
 ARTÍCULO 102
 ARTÍCULO 103