Source: http://docplayer.pl/16189667-Pan-pawel-silbert-prezydent-miasta-jaworzna-wystapienie-pokontrolne.html
Timestamp: 2018-10-19 02:52:13+00:00

Document:
Pan Paweł Silbert Prezydent Miasta Jaworzna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - PDF
Download "Pan Paweł Silbert Prezydent Miasta Jaworzna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"
1 Pan Paweł Silbert Prezydent Miasta Jaworzna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miejskim w Jaworznie (zwanym dalej Urzędem ), w zakresie realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (zwanego dalej KPOŚK) w latach (I półrocze). W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 19 stycznia 2009 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Prezydentowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację przez Urząd dotychczasowych działań w zakresie rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, zwracając uwagę, Ŝe ograniczony zakres rzeczowy i finansowy zrealizowanych zadań, moŝe stanowić zagroŝenie dla terminowej realizacji zamierzeń w ramach KPOŚK. 1 Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz ze zm.
2 2 PowyŜszą ocenę uzasadniają następujące ustalenia i oceny cząstkowe: 1. Rozporządzeniem Wojewody Śląskiego Nr 72/08 z dnia 29 października 2008 r. wyznaczono aglomerację Jaworzno (zwanej dalej aglomeracją) o równowaŝnej liczbie mieszkańców (zwanej dalej RLM), z oczyszczalnią ścieków komunalnych w Jaworznie. Aglomeracja swym zasięgiem obejmuje miasta: Jaworzno i Mysłowice- Dziećkowice (woj. śląskie) oraz Chełmek (woj. małopolskie). Potrzeby rzeczowe aglomeracji w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej zostały określone w Planie aglomeracji Jaworzno, opracowanym i przekazanym do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w marcu 2005 r. oraz zaktualizowanym w lipcu 2008 r. Na koniec 2007 r. stopień skanalizowania miasta Jaworzna wynosił 70,0 % (66,8 tys. mieszkańców), gminy Chełmek - 63,5 % (5,8 tys. mieszkańców), a wchodząca w skład aglomeracji Dzielnica Mysłowice-Dziećkowice nie posiadała kanalizacji zbiorczej. Wg ww. Planu do końca 2014 r. systemem kanalizacyjnym powinno zostać objętych 98 % mieszkańców Jaworzna, 70 % mieszkańców Chełmka oraz 98 % mieszkańców Mysłowic-Dziećkowic, co wymaga oprócz modernizacji istniejącej sieci kanalizacyjnej, zwiększenia jej długości: w Jaworznie o ok. 220 km, w Chełmku o ok. 19 km i w Mysłowicach-Dziećkowicach o ok. 9 km, tj. podwojenia długości sieci w aglomeracji w stosunku do stanu z końca 2007 r. 2. W latach w aglomeracji Jaworzno wybudowano łącznie 8,7 km sieci kanalizacyjnej, a w okresie 2006 I półrocze 2008 wybudowano 2,9 km oraz zmodernizowano 2,2 km tej sieci. W latach na budowę sieci kanalizacyjnej objętej KPOŚK wydatkowano łącznie 988,3 tys. zł, w tym 467,2 tys. zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w okresie I półrocze 2008 koszty budowy sieci kanalizacyjnej wyniosły 1 634,7 tys. zł. W przesłanej Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu informacji na potrzeby aktualizacji KPOŚK podano 2, Ŝe w latach planuje się wybudowanie w aglomeracji 112,5 km sieci kanalizacyjnej (w tym 85 km w Jaworznie) 3. Jak ustalono, w okresie od 2007 r. do końca I półrocza 2008 r. w aglomeracji wybudowano jedynie 2 Pismo Prezydenta Miasta Jaworzno z dnia 10 sierpnia 2007 r. 3 W Wieloletnim planie inwestycyjnym miasta Jaworzna na lata , stanowiącym załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie nr IX/88/2007 z dnia 31 maja 2007 r., koszty modernizacji i rozbudowy systemu kanalizacyjnego miasta oszacowane zostały na 248,0 mln zł, z czego 60,9 mln zł przewidziano ponieść z budŝetu Gminy, 2,3 mln zł ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a pozostałe koszty z innych źródeł (nie wymieniając ich).
3 3 0,2 km sieci kanalizacyjnej (całość w Jaworznie co stanowiło 0,2 % ww. zamierzeń w tej gminie) oraz zmodernizowano 2,2 km (całość takŝe w Jaworznie). Prezydent Jaworzna wyjaśnił, Ŝe miasto posiada prawomocne pozwolenie na budowę około 67 km sieci kanalizacyjnej, jednak przeszkodą w realizacji tych zamierzeń inwestycyjnych są niewystarczające środki finansowe. W latach Gmina Jaworzno podejmowała następujące starania mające na celu pozyskanie środków finansowych na modernizację i rozbudowę systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna: W listopadzie 2005 r. Prezydent złoŝył wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) o dofinansowanie z Funduszu Spójności przedsięwzięcia: Czysta i tania woda, modernizacja i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej miasta Jaworzna - realizacja wstępnego studium wykonalności w ramach pomocy technicznej. Całkowity koszt inwestycji oszacowano na kwotę tys. zł, a koszt wstępnego studium wykonalności na kwotę 242,8 tys. zł. Wnioskowano o dofinansowanie - 30,4 tys. zł z NFOŚiGW (środki krajowe) i 182,1 tys. zł z Funduszu Spójności (środki zagraniczne). W kwietniu 2007 r. Prezydent odstąpił od realizacji w ramach pomocy technicznej studium wykonalności i pozostałej dokumentacji niezbędnej do złoŝenia wniosku aplikacyjnego do Funduszu Spójności 4. Kolejny wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie - z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - dotyczący przedsięwzięcia Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna faza I złoŝony został dopiero 3 grudnia 2008 r. Całkowite planowane koszty tej fazy projektu wynoszą ,4 tys. zł, z czego zakładane dofinansowanie ze środków UE określono na kwotę ,6 tys. zł 5. Zdaniem NIK, niskie tempo rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej, a takŝe dotychczasowe działania podejmowane w celu pozyskania dodatkowych środków 4 Jako przyczynę ww. odstąpienia, Prezydenta Miasta podał, m.in. Ŝe: Dopiero w kwietniu 2007 roku gmina pozyskała informację o moŝliwości dofinansowania jedynie studium wykonalności. Tempo rozpatrywania wniosków o dofinansowanie nie rokowało uzyskania opracowań projektowych w stosunkowo krótkim okresie czasu. Dlatego chcąc przyspieszyć realizację opracowań, podjęto decyzję o rezygnacji z pomocy technicznej i samodzielnym przygotowaniu dokumentacji. 5 Zakończenie I fazy projektu przewidziano na koniec 2013 r. a zadania w ramach realizacji II fazy przewidziano do zakończenia do 2015 r.
4 4 finansowych na realizację zadań objętych KPOŚK, są niewystarczające i stanowią zagroŝenie dla terminowej realizacji planowanego zakresu rzeczowego inwestycji. 3. W wyniku szczegółowej kontroli 4 spośród 5 zadań inwestycyjnych, realizowanych w okresie objętym kontrolą, dotyczących remontów, modernizacji i budowy sieci kanalizacyjnych w Jaworznie stwierdzono, Ŝe posiadały one wymaganą dokumentację, w tym m.in. decyzje o ustaleniu lokalizacji oraz decyzje zatwierdzające projekty budowlane i zezwalające na budowę. Zadania te zostały zrealizowane w terminach i zakresach zgodnych z umowami i uzasadnionymi aneksami do nich. Na dostawy, usługi i roboty budowlane związane z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnej w Jaworznie zostały przeprowadzone postępowania przetargowe - zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych W okresie objętym kontrolą Urząd przedkładał Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu informacje z realizacji zadań objętych KPOŚK, w terminie zgodnym z art.43 ust. 3c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 7. Jak ustalono, niektóre z ww. przedkładanych informacji były jednak nierzetelne. I tak: w sprawozdaniu za lata podano, Ŝe w okresie tym wybudowano łącznie 11,9 km sieci kanalizacyjnej, podczas gdy wg dokumentacji źródłowej 8, wybudowano 8,7 km sieci kanalizacyjnej; w sprawozdaniach za lata 2006 i 2007 podano, Ŝe z systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Jaworzno na koniec tych lat korzystało odpowiednio i osób, podczas gdy wg dokumentacji źródłowej 9, ilość mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej wynosiła odpowiednio i osób. 5. NIK pozytywnie ocenia efekty funkcjonowania oczyszczalni Jaworzno-Dąb, odbierającej ścieki z aglomeracji. Oddana do uŝytku w 1995 r. oczyszczalnia jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną. Przepustowość oczyszczalni wynosi m³/d, a ładunek wyraŝony w RLM, który moŝe zostać oczyszczony wynosi co odpowiada ilości ścieków po realizacji I fazy projektu Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna. Gmina Jaworzno w odniesieniu do 6 Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz ze zm. 7 Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, ze zm. 8 Dane Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie (jako przyczynę rozbieŝności wskazano pomyłkę) 9 Dane Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie oraz Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmku (jako prawdopodobną przyczynę rozbieŝności wskazano zróŝnicowanie metodyki obliczeń i danych źródłowych).
5 5 pozostałych gmin znajdujących się w aglomeracji podejmowała działania koordynujące w zakresie planowanej w II fazie ww. projektu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni Jaworzno-Dąb. W analizowanym okresie średnia dobowa ilość oczyszczanych ścieków kształtowała się na poziomie ok m³/d, natomiast przyjmowany ładunek na poziomie ok RLM. Odprowadzane z oczyszczalni Jaworzno-Dąb w okresie I półrocze 2008 ścieki odpowiadały parametrom określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, wydanym przez Prezydenta Miasta Jaworzna w dniu 20 grudnia 2004 r. (waŝnym do końca stycznia 2015 r.). Przedstawiając powyŝsze uwagi i oceny, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 1. Intensyfikację działań zmierzających do terminowego wykonania załoŝonego zakresu rzeczowego KPOŚK. 2. Rzetelne sporządzanie okresowych informacji z realizacji KPOŚK, składanych Marszałkowi Województwa Śląskiego 10. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Prezydenta, w terminie 20 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków bądź o podjętych działaniach na rzecz realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Prezydentowi prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Katowicach umotywowanych zastrzeŝeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. W razie zgłoszenia zastrzeŝeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o której mowa wyŝej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK. 10 W badanym okresie Wojewodzie Śląskiemu.
NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 8 grudnia 2009 r. LKA-410-35-03/2009 P/09/045 Pan Mariusz Dudek Likwidator Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Obsługi Inwestycji i Budownictwa

References: art. 2
 art. 60
 art.43
 art. 62
 art. 61
 art. 62