Source: https://www.infonalia.es/medidas-paliar-covid19-contratos-fase-ejecucion/
Timestamp: 2020-04-03 21:33:18+00:00

Document:
CONTRATOS EN FASE DE EJECUCIÓN. MEDIDAS PARA PALIAR CONSECUENCIAS DEL COVID-19
INFONALIA, S.L. / MEDIDAS EN RELACIÓN A CONTRATOS EN FASE DE EJECUCIÓN PARA PALIAR LAS CONSECUENCIAS DEL COVID-19; Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo.
Mediante la publicación del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, se introduce en su artículo 34 una importante modificación en lo referente a los contratos que se encuentren actualmente en fase de ejecución.
La primera conclusión que podemos sacar de esta norma es que de la situación actual a consecuencia del COVID-19 no se deriva a una resolución general de los contratos; lo que se quiere es conseguir el mantenimiento de los mismos en la medida de lo posible. Por supuesto, tampoco puede haber una suspensión de los pagos al contratista, sino, si se nos permite, todo lo contrario.
Tampoco se plantea una suspensión total de los contratos. El principio general es de continuidad de los mismos, aunque habrá que ir caso a caso examinando las circunstancias que puedan hacer imposible la continuidad de la ejecución del contrato.
Así pues, puede que un contrato no se pueda ejecutar por distintas causas: por imposición legal, por necesidades sanitarias o de hecho derivadas de fuerza mayor. Es aquí cuando entra en acción este artículo 34 del Real Decreto-Ley 8/2020.
En primer lugar, en el 34.1. trata de los contratos de servicios y suministros de prestación sucesiva (ejemplos: contrato de limpieza o de suministros periódicos o sucesivos). Si su ejecución deviene imposible como consecuencia del COVID-19 y sus derivadas, los mismos quedan suspendidos automáticamente. Previa solicitud y justificación del contratista le serán abonados únicamente los gastos adscritos al contrato que se relacionan en el artículo (gastos salariales, mantenimiento de garantía, alquileres y mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos y pólizas de seguros).
Se trata de conseguir el mantenimiento del personal en la empresa sin necesidad de acudir a ERTEs, dado que se van a abonar estos gastos por el órgano de contratación.
El apartado 34.3. aborda la situación en los contratos de obra en ejecución, con un tratamiento parecido en cuanto a la posibilidad de suspensión de los mismos.
En el 34.2. se refiere a los contratos de servicios o suministros de una sola prestación o de resultado (ejemplos: redacción de un proyecto o suministro de una máquina determinada). Si su cumplimiento deviene imposible la solución que se plantea es la de ampliación de plazo o prórroga, con la posibilidad de indemnización por gastos salariales, previa solicitud del contratista.
En el apartado 34.4. trata de las concesiones, dando derecho al re-equilibrio económico de los contratos afectados mediante la ampliación de plazos o la modificación de las cláusulas económicas de los mismos.
Por último, en los apartados 5 y 6 se especifica la aplicabilidad de esta norma a los procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y su inaplicabilidad en supuestos de contratos referidos a la actual situación de alerta.
A continuación incluimos el citado artículo 34 prácticamente en su integridad, para su conocimiento detallado. En caso de poder estar en las situaciones que se describen, recomendamos un primer contacto con el órgano de contratación a fin de poder estructurar el procedimiento de suspensión y de reclamación de los gastos derivados de la misma.
Los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, vigentes a la entrada en vigor de este real decreto ley, celebrados por las entidades pertenecientes al Sector Público, cuya ejecución devenga imposible como consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo, quedarán automáticamente suspendidos desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. A estos efectos, se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo cesado las circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de contratación notificara al contratista el fin de la suspensión.
Cuando con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior, la ejecución de un contrato público quedará en suspenso, la entidad adjudicadora deberá abonar al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste durante el periodo de suspensión, previa solicitud y acreditación fehaciente de su realidad, efectividad y cuantía por el contratista.
– el personal, las dependencias, los vehículos, la maquinaria, las instalaciones y los equipos adscritos a la ejecución del contrato en ese momento;
– y los motivos que imposibilitan el empleo por el contratista de los medios citados en otro contrato.
Además, en aquellos contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación como consecuencia de la paralización de los procedimientos de contratación derivada de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y no pudiera formalizarse el correspondiente nuevo contrato, podrá aplicarse lo previsto en el último párrafo del artículo 29.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con independencia de la fecha de publicación de la licitación de dicho nuevo expediente.
“No obstante lo establecido en los apartados anteriores, cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario.”
En los contratos públicos de servicios y de suministro distintos de los referidos en el apartado anterior, vigentes a la entrada en vigor de este real decreto ley, celebrados por las entidades pertenecientes al Sector Público , siempre y cuando éstos no hubieran perdido su finalidad como consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-19, cuando el contratista incurra en demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el contrato como consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo, y el mismo ofrezca el cumplimiento de sus compromisos si se le amplía el plazo inicial o la prórroga en curso, el órgano de contratación se lo concederá, dándole un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido por el motivo mencionado, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El órgano de contratación le concederá al contratista la ampliación del plazo, previo informe del Director de obra del contrato, donde se determine que el retraso no es por causa imputable al contratista, sino que se ha producido como consecuencia del COVID-19 en los términos indicados en el párrafo anterior. En estos casos no procederá la imposición de penalidades al contratista ni la resolución del contrato.
En los contratos públicos de obras, vigentes a la entrada en vigor de este real decreto ley, que celebren las entidades pertenecientes al Sector Público, siempre y cuando éstos no hubieran perdido su finalidad como consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, y cuando esta situación genere la imposibilidad de continuar la ejecución del contrato, el contratista podrá solicitar la suspensión del mismo desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. A estos efectos, se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo cesado las circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de contratación notificara al contratista el fin de la suspensión.
En los contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios vigentes a la entrada en vigor de este real decreto-ley, celebrados por las entidades pertenecientes al Sector Público, la situación de hecho creada por el COVID-19 y las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo darán derecho al concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante, según proceda en cada caso, la ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15 por 100 o mediante la modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato.
Lo previsto en los apartados 1 y 2 de este artículo no será de aplicación en ningún caso a los siguientes contratos

References: artículo 34
 resolución 
 artículo 34
 artículo 34
 real decreto 
 Real Decreto 
 artículo 29
 real decreto 
 resolución 
 real decreto