Source: http://www.przetargipubliczne.pl/archiwum/art,8047,kary-umowne.html
Timestamp: 2019-05-26 06:16:21+00:00

Document:
Przetargi Publiczne / Archiwum / Kary umowne
Strona główna Archiwum Czerwiec 2018 Prawo Kary umowne
Data publikacji: 05-06-2018 Autor: Lidia Więcław-Bator
Artykuł 483 § 1–2 ustawy Kodeks cywilny (dalej: kc) stanowi, że można zastrzec w umowie, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna), przy czym dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się ze zobowiązania przez zapłatę kary umownej.
„Niewykonanie zobowiązania zachodzi wówczas, gdy w zachowaniu dłużnika nie występuje nic, co odpowiadałoby spełnieniu świadczenia, natomiast nienależyte wykonanie zobowiązania ma miejsce wtedy, gdy zachowanie dłużnika zmierzało do spełnienia świadczenia, jednak osiągnięty przez niego wynik nie spełnia wymogów świadczenia, do którego dłużnik był zobowiązany. (…) O niewykonaniu zobowiązania z reguły nie można mówić, jeżeli wykonawca wykonał roboty lecz są one wadliwe. Decydujące znaczenie ma charakter wad. Z niewykonaniem zobowiązania z umowy o roboty budowlane mamy do czynienia wówczas, gdy roboty budowlane nie zostały wykonane w ogóle bądź gdy wada jest tego rodzaju, że uniemożliwia normalne wykorzystanie rezultatu robót lub odbiera im cechy wyraźnie oznaczone w umowie istotnie zmniejszając ich wartość”.
Zgodnie z art. 484 § 1 kc w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości, bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły.
Granice dopuszczalnego kształtowania postanowień zapłaty kary umownej wyznaczane są – poza art. 483 i art. 484 kc – także w przepisach o charakterze imperatywnym. Ocena skuteczności postanowienia umownego kreującego obowiązek zapłaty kary umownej podlega kontroli w kontekście ograniczeń swobody umów (art. 3531 kc), obejścia prawa, jak również ewentualnej sprzeczności z zasadami współżycia społecznego (art. 58 § 1 i 2 kc).
Zapisy dotyczące kar umownych
W art. 143d ust. 1 pkt 7 pzp ustawodawca zobligował zamawiającego do zamieszczania w umowach o roboty budowlane postanowień dotyczących wysokości kar umownych z tytułu:
W ocenie Urzędu Zamówień Publicznych1, działając zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a lit. b pzp, zamawiający powinien zamieścić w umowie również postanowienia dotyczące wysokości kar umownych z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy.
W celu zabezpieczenia swoich interesów zamawiający powinien rozważyć możliwość rozszerzenia katalogu kar umownych o kary z tytułu m.in.:
zwłoki wykonawcy w zamieszczeniu na terenie budowy tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed rozpoczęciem prac przygotowawczych;
zwłoki w przedłożeniu zamawiającemu harmonogramu rzeczowego/rzeczowo-finansowego, okresowego raportu z postępu robót budowlanych;
zwłoki w przekazaniu zamawiającemu programu zapewnienia jakości (PZJ);
zwłoki w realizacji poszczególnych etapów zamówienia publicznego;
zawinionego przez wykonawcę przerwania realizacji robót budowlanych;
naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów, a także zobowiązania do przedkładania zamawiającemu (inwestorowi) informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami;
nieobecności kierownika budowy/robót na terenie budowy w okresie realizacji robót budowlanych, które odpowiadają jego specjalności techniczno-budowlanej, np. dłużej niż 2 dni robocze;
nieobecności kierownika budowy/robót na naradzie koordynacyjnej;
nieobecności kierownika budowy/robót podczas odbioru robót odpowiadających jego specjalności techniczno-budowlanej;
powierzenia obowiązków kierownika budowy/robót osobie niezaakceptowanej przez zamawiającego;
zwłoki wykonawcy w usunięciu wad fizycznych robót budowlanych;
zwłoki w przekazaniu zamawiającemu dokumentacji powykonawczej;
niewywiązania się przez wykonawcę z innych zobowiązań ocenianych przez zamawiającego w ramach kryteriów oceny ofert.
biegły sądowy z zakresu budownictwa; rzeczoznawca zamówień publicznych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych

References: art. 484
 art. 483
 art. 484
 art. 143
 art. 36
 art. 22