Source: http://www.competitionline.com/es/concursos/105107
Timestamp: 2013-05-18 18:06:43+00:00

Document:
Swiadczenie usługi polegającej na pełnieniu czynności Inw ... 105107 | competitionline - Concursos y Arquitectura	DeutschEnglishFrançais	Bitte geben Sie die gewünschte ID in diesem Format ein: „1-54321“. Sie finden die IDs im Magazin sowie auf den jeweiligen Wettbewerbs-, Projekt- und Büroseiten.
26665 de 100107	Adelante
PL-26-600 Radom	24.05.2012	Convocatoria
(concurso 105107)
Swiadczenie usługi polegającej na pełnieniu czynności Inwestora Zastępczego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn."Budowa budynku Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Radomiu, przy ul. Warszawskiej/Parkowej, 26-600 Radom"
I. Na etapie poprzedzającym rozpoczęcie nadzorowania robót budowlanych Inwestor Zastępczy zobowiązany jest w szczególności: 1) należycie zapoznać się z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót we wszystkich specjalnościach oraz przedmiarami robót w stopniu pozwalającym na udział w procedurze wyboru Wykonawcy robót budowlanych oraz udział w tej procedurze, przeprowadzonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.
759 z późn. zm.); 2) należycie zapoznać się ze wzorem umowy z Wykonawcą robót budowlanych oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym robót przedstawionym przez Wykonawcę robót budowlanych; 3) należycie zapoznać się z uzbrojeniem terenu i istniejącymi obiektami; 4) przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy oświadczenia inspektorów nadzoru wchodzących w skład zespołu, stwierdzające przyjęcie obowiązków inspektorów nadzoru nad inwestycją; 5) przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy kopie dokumentów uprawnień budowlanych w wymaganym przez przedmiot umowy zakresie wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego.
6) powiadomić organ nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót z załączeniem oświadczenia kierownika budowy i inspektorów nadzoru, stwierdzających przejęcie obowiązków przypisanych tym funkcjom na budowie; 7) uczestniczyć w protokolarnym przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót budowlanych; II. Po rozpoczęciu robót budowlanych Inwestor Zastępczy zobowiązany jest świadczyć kompleksowy nadzór inwestorski we wszystkich specjalnościach wynikających z zadania inwestycyjnego zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami), projektem budowlanym, projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót we wszystkich specjalnościach stanowiącymi załącznik nr 2 do umowy na świadczenie usługi Inwestora Zastępczego oraz czynności związane z rozliczeniem rzeczowym i finansowym zadania inwestycyjnego, a w szczególności: 1) sprawować nadzór inwestorski w następujących specjalnościach: a) konstrukcyjno – budowlanej, b) architektonicznej, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych, e) drogowej, f) telekomunikacyjnej a także w zakresie instalacji niskoprądowej (sieć strukturalna, system kontroli dostępu, system telewizji dozorowej, system sygnalizacji pożaru, system alarmowy, włamania i napadu, system wideo-domofonowy, system nagłośnienia audio-wideo); 2) nadzorować budowę w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz używanych materiałów z częstotliwością zapewniającą skuteczny nadzór (nie rzadziej niż raz na 2 dni), uzależnioną od rodzaju wykonywanych robót oraz potrzeb Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych; 3) nadzorować budowę ze szczególnym uwzględnieniem czynności odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu; 4) dokonywać odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie do 3 dni roboczych od daty zawiadomienia; 5) w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej, stawić się na placu budowy niezwłocznie; 6) zatwierdzać materiały, wyroby i urządzenia przewidziane przez Wykonawcę robót budowlanych do zastosowania, ocenić ich zgodność z projektem budowlanym, projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót we wszystkich specjalnościach, a w przypadku propozycji Wykonawcy robót zastosowania materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych – dokonać oceny ich równoważności z przewidzianymi w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru, w uzgodnieniu z Zamawiającym i osobami pełniącymi Nadzór autorski; 7) kontrolować sposób składowania i przechowywania materiałów, wyrobów oraz urządzeń; 8) egzekwować od Wykonawcy robót budowlanych pełnego dostępu do terenu budowy, wszelkich miejsc pozyskiwania, wytwarzania, wmontowania, składania lub przygotowywania materiałów i urządzeń do wbudowania; 9) nadzorować badania wbudowywanych materiałów, wyrobów i urządzeń wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych, a w razie wątpliwości co do ich jakości - nakazywać Wykonawcy robót budowlanych wykonanie dodatkowych badań, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego; 10) prowadzić w imieniu Zamawiającego – własnym staraniem i na swój koszt – wszelkie badania laboratoryjne i kontrolne wynikające z zakresu badań określonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót; 11) kontrolować dokumenty jakości, aprobaty, deklaracje zgodności, atesty higieniczne, instrukcje obsługi i inne dokumenty związane z wbudowywanymi materiałami, wyrobami i urządzeniami w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów, wyrobów i urządzeń wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie na terenie Polski; 12) zatwierdzać przedstawione metody wykonania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe i zabezpieczające zaproponowane przez Wykonawcę robót budowlanych; 13) nadzorować przeprowadzanie prób i rozruchów; 14) sprawdzać wykonane roboty i powiadamiać Wykonawcę robót budowlanych, nadzór autorski oraz Zamawiającego o wykrytych wadach, określając zakres koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 15) egzekwować terminowe usunięcie wad; 16) sporządzać pisemne poświadczenia o usunięciu wad przez Wykonawcę robót budowlanych; 17) nadzorować roboty budowlane i instalacyjne oraz wyposażenie budynku w sprzęt i urządzenia w zakresie zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej; 18) pisemnie informować Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót oraz podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych; 19) wstrzymywać roboty budowlane prowadzone w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych i niezwłocznie w sposób pisemny zawiadomić Zamawiającego o zaistniałym stanie rzeczy; 20) podejmować decyzje o robotach, których wykonanie jest natychmiastowo wymagane, wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub w sytuacjach zagrożenia życia; 21) monitorować postęp robót pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym oraz sprawdzać ich stan realizacji z obowiązującym harmonogramem rzeczowo – finansowym, zatwierdzać rysunki wykonawcze i warsztatowe sporządzone przez Wykonawcę robót budowlanych; 22) powiadamiać Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót budowlanych oraz rozbieżnościach pomiędzy dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy; 23) kontrolować prawidłowość oraz dokonywać poprzez poszczególnych inspektorów nadzoru zapisów w dzienniku budowy w zakresie powierzonych im czynności nadzoru, stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót budowlanych oraz innych dokumentów budowy; 24) informować Zamawiającego o wszelkich opóźnieniach lub nieuzasadnionym przerwaniu robót budowlanych, lub nienależytym wykonywaniu obowiązków, czy wykonywaniu robót budowlanych w sposób sprzeczny z umową, a w szczególności o w/w zdarzeniach uprawniających Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy robót kar umownych; 25) sporządzać protokoły konieczności i przedkładać je Zamawiającemu do akceptacji; 26) opiniować wszelkie propozycje oraz przesłanki wykonania robót powodujących konieczność udzielenia przez Zamawiającego Wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających lub zamówień dodatkowych. Opiniować wszelkie propozycje wykonania robót zamiennych, a także zmian w zakresie technologii wykonania robót, zmian w zakresie dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, zmniejszenia zakresu prac budowlanych, rezygnacji z wykonania części prac, zmian parametrów urządzeń lub wyposażenia i przedstawiać je Zamawiającemu do akceptacji wraz z propozycją rozliczenia w/w robót zgodnie z postanowieniami umowy z Wykonawcą robót budowlanych; 27) przygotować projekt Warunków Zamówienia oraz sprawdzić kosztorysy i przedmiary w zakresie niezbędnym do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót/zamówień dodatkowych i uzupełniających; 28) nadzorować w w/w zakresie również ewentualne roboty dodatkowe, uzupełniające i zamienne związane z realizacją zadania inwestycyjnego; 29) organizować i przewodniczyć nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc (a w przypadku wystąpienia potrzeby częściej) naradom technicznym, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron (w szczególności z udziałem Zamawiającego) oraz sporządzać protokoły z tych narad, a następnie przekazywać je Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych w terminie 3 dni od dnia narady; 30) na bieżąco egzekwować ustalenia z narad technicznych, o których mowa w pkt 29 niniejszego ustępu; 31) przedkładać Zamawiającemu do zatwierdzenia pisemne miesięczne raporty rozliczeniowe w wersji papierowej, a także w jednym egzemplarzu (w wersji papierowej) dla Nadzoru autorskiego w terminie do 7 dni po upływie każdego miesiąca kalendarzowego: a) raporty te mają zawierać informacje o stanie zaawansowania zadania, analizę zgodności terminów wykonywania robót z przyjętym harmonogramem rzeczowo - finansowym, informacje o kosztach w zakresie zgodności z przyjętymi założeniami oraz harmonogramem rzeczowo - finansowym, ocenę jakości wykonywanych robót i występujących głównych problemów, b) Zamawiający może odmówić zatwierdzenia w/w raportu w terminie 7 dni od dnia jego złożenia wraz z podaniem pisemnego uzasadnienia; c) w sytuacji określonej w lit.b), Inwestor Zastępczy winien ustosunkować się do pisemnego uzasadnienia Zamawiającego w terminie 3 dni od jego otrzymania. Niezachowanie tego terminu stanowi podstawę do naliczenia kar umownych w wysokości wskazanej w § 13 ust. l lit. c) wzoru umowy na świadczenie usługi Inwestora Zastępczego; d) w przypadku nie złożenia raportu, o którym mowa lub odmowy jego zatwierdzenia przez Zamawiającego Inwestor Zastępczy nie jest upoważniony do wystawienia faktury; e) trzykrotne następujące po sobie zaistnienie sytuacji, o której mowa w lit. d) może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Inwestor Zastępczy; 32) prowadzić dokumentację fotograficzną budowy (w formie papierowej i cyfrowej) i załączyć ją do sporządzanych przez Inwestora Zastępczego miesięcznych raportów o stanie zaawansowania robót składanych Zamawiającemu; 33) poza raportami, o których mowa w pkt. 31, niezwłocznie przekazywać pisemnie wszelkie informacje i opinie mające znaczenie dla prawidłowej realizacji zadania; 34) sprawdzać i potwierdzać zestawienia ilości i wartości faktycznie wykonanych robót w okresie rozliczeniowym, będących podstawą do rozliczeń finansowych Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych, na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz kosztorysu Wykonawcy.
Przeprowadzać – w ramach posiadanych przez Zamawiającego środków - odbiory robót wykonanych w okresie rozliczeniowym do 7 dni od daty zgłoszenia odbioru robót przez Wykonawcę robót budowlanych; 35) zatwierdzać protokoły odbioru elementów robót, niezbędnych do wystawienia faktur przez Wykonawcę robót budowlanych w danym okresie rozliczeniowym; 36) kontrolować prawidłowość zafakturowanych robót oraz sprawdzać dokumenty rozliczeniowe budowy pod względem merytorycznym i rachunkowym; 37) potwierdzić aktualny stan robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zajdzie potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości w zakresie niezbędnym do rozliczeń z Wykonawcą robót budowlanych; 38) zorganizować nadzór w sposób zapewniający terminowość odbioru, eliminując możliwość powstawania opóźnień w ich realizacji; 39) zorganizować i brać udział wraz z Zamawiającym w odbiorze częściowym robót – w sytuacji, gdy Zamawiający wystąpi do Wykonawcy robót budowlanych z wnioskiem o przekazanie części przedmiotu umowy o roboty budowlane - do 14 dni od daty zgłoszenia odbioru robót przez Wykonawcę robót budowlanych, ustalić ewentualne wady, usterki w toku odbioru oraz egzekwować ich usunięcie przez Wykonawcę robót budowlanych (w odbiorze biorą udział wszyscy inspektorzy nadzoru); 40) zorganizować i brać udział wraz z przedstawicielami Zamawiającego w odbiorze końcowym robót budowlanych w terminie do 30 dni od zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę robót budowlanych (w odbiorze końcowym biorą udział wszyscy inspektorzy nadzoru oraz przedstawiciele Zamawiającego należycie umocowani), a w szczególności: a) potwierdzać zgodność wpisu do dziennika budowy potwierdzającego zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń, b) brać udział w przeprowadzeniu prób i sprawdzeń, c) zweryfikować, sprawdzić kompletność i prawidłowość przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru końcowego i pisemnie zawiadomić o ich kompletności Zamawiającego w terminie do 10 dni od dnia ich otrzymania, d) zorganizować odbiór końcowy i zawiadomić wszystkich uczestników o odbiorze końcowym, e) brać udział wraz z przedstawicielami Zamawiającego w czynnościach odbioru, ustalić ewentualne wady, czy usterki i egzekwować ich usunięcie przez Wykonawcę robót budowlanych, f) sporządzać i podpisywać wraz z przedstawicielami Zamawiającego bezusterkowy odbiór końcowy (Inwestor Zastępczy nie jest uprawniony do samodzielnego dokonania odbioru robót), g) sprawdzić pod względem kompletności i ważności przekazane przez wykonawcę robót budowlanych instrukcje użytkowania i konserwacji maszyn i urządzeń, kodów, gwarancje, certyfikaty, atesty i inne dokumenty niezbędne do prawidłowego użytkowania obiektu, h) sprawdzać rozliczenie prac wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych; 41) naliczać i egzekwować w uzgodnieniu z Zamawiającym wymaganych – zgodnie z warunkami umownymi – kar umownych od Wykonawcy robót budowlanych; 42) poświadczyć termin zakończenia robót budowlanych; 43) sprawdzać wszelkie dokumenty przygotowane przez Wykonawcę robót budowlanych po zakończeniu robót budowlanych; 44) kontrolować przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utrzymywania porządku przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego w rozumieniu wymagań stawianych przez Prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy; 45) wnioskować z jednoczesnym powiadomieniem o tym Zamawiającego o usunięciu z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę robót budowlanych, która zachowuje się w sposób niewłaściwy lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy.
46) rozliczyć umowę o roboty budowlane w przypadku jej rozwiązania wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji.
III. Po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych Inwestor Zastępczy zobowiązany jest w szczególności: 1) przygotować rozliczenia rzeczowe i końcowe z realizacji umowy na roboty budowlane w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót budowlanych; 2) zweryfikować i zatwierdzić instrukcję użytkowania budynku oraz instrukcję bezpieczeństwa pożarowego z planem ewakuacji, o którym mowa w § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109 poz. 719) oraz kompletną dokumentację powykonawczą, a następnie dostarczyć ją do Zamawiającego wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową (łącznie z inwentaryzacją geodezyjną i świadectwem charakterystyki energetycznej) w formie ustalonej z Zamawiającym; 3) przygotować dane rzeczowe i finansowe niezbędne do końcowego rozliczenia inwestycji oraz do sporządzenia dokumentów przekazania - przejęcia PT i OT w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót; 4) przekazać – przy udziale Zamawiającego – gotowe obiekty do użytkowania wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w stanie faktycznym i prawnym, zdatnym do rozpoczęcia użytkowania; 5) w terminie 60 dni od daty przekazania obiektu do użytkowania opracować kompletną dokumentację rozliczeniową zadania inwestycyjnego celem jej złożenia w Departamencie Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności Ministerstwa Sprawiedliwości; 6) uzyskać wszystkie wymagane przepisami prawa decyzje administracyjne, opinie, uzgodnienia po zakończeniu procesu inwestycyjnego; 7) współdziałać z Wykonawcą robót budowlanych i Zamawiającym w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; 8) obsługiwać okres gwarancji i rękojmi zadania inwestycyjnego. Inwestor Zastępczy zobowiązany będzie do: prowadzenia przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, przeglądów gwarancyjnych. Zamawiający zakłada, że w okresie gwarancyjnym przynajmniej raz na pół roku dokonywane będą przeglądy stanu technicznego wybudowanego obiektu i instalacji; w przypadku stwierdzenia usterek/wad objętych gwarancją lub rękojmią Inwestor Zastępczy zobowiązany będzie do wyegzekwowania ich naprawy przez Wykonawcę robót budowlanych, w ramach prowadzenia przeglądów gwarancyjnych. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do opracowania harmonogramu przeglądów, organizowania przeglądów, nie rzadziej niż raz na pół roku, przygotowania dokumentacji po przeglądzie, kierowania pism do Wykonawcy robót budowlanych o usuniecie usterek, jeśli będzie taka potrzeba – obsługa poodbiorowa do terminów wygaśnięcia gwarancji i odbiorów pogwarancyjnych; 9) archiwizować korespondencję i dokumentację dotyczącą przebiegu procesu inwestycyjnego i przekazać ją Zamawiającemu w stanie kompletnym po zakończeniu inwestycji lub rozwiązaniu umowy na świadczenie usługi Inwestora Zastępczego.
IV. Na każdym etapie realizacji inwestycji Inwestor Zastępczy zobowiązany jest w szczególności: 1) zapewnić, w razie potrzeby, tłumaczenia wszelkich dokumentów obcojęzycznych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego; 2) zapewnić, w razie potrzeby, tłumacza na budowie, w przypadku, gdy w skład zespołu Inwestora Zastępczego wchodzi osoba nie władająca językiem polskim, 3) dążyć do oszczędnej realizacji inwestycji, zapobiegać stratom i marnotrawstwu; 4) niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 2 dni, udzielać Wykonawcy robót budowlanych wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego; 5) doradzać Zamawiającemu w przypadku zaistnienia roszczeń i sporów z Wykonawcą robót budowlanych oraz w przypadku zaistnienia problemów na etapie prowadzenia robót budowlanych; 6) w przypadku kontroli przebiegu realizacji zadania współdziałać z Zamawiającym poprzez przedłożenie stosownych dokumentów dotyczących realizacji zadania; 7) występować w imieniu Zamawiającego przed organami administracji w sprawach wynikających z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych pełnomocnictw; 8) reprezentować Zamawiającego, na jego wniosek, w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacją inwestycji; 9) dostosować czas pracy do czasu pracy Wykonawcy robót budowlanych i wymagań Zamawiającego; 10) opiniować i wskazywać sposoby załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania; 11) ściśle współpracować z Zamawiającym oraz osobami pełniącymi Nadzór autorski; 12) udzielać wszystkich niezbędnych informacji związanych z przebiegiem nadzorowanej inwestycji w całym okresie realizacji umowy, w tym opracowywać sprawozdania i załączniki wg wzorów Zamawiającego „Informacja z realizacji zadań finansowanych ze środków inwestycyjnych” w terminach obowiązujących w Ministerstwie Sprawiedliwości; 13) prowadzić i na bieżąco aktualizować Kartę ewidencyjną zadania inwestycyjnego sądu; 14) przekazywać Zamawiającemu kopie wszystkich pism kierowanych do Wykonawcy robót budowlanych i innych osób biorących udział w procesie inwestycyjnym.	Volumen de servicios prestados
Wartość zamówienia powyżej 130 000 EUR.
PL-26-600 Radom
121083-2012
AuftragsbekanntmachungDienstleistungenRichtlinie 2004/18/EGAbschnitt I: Öffentlicher AuftraggeberI.1) Name, Adressen und Kontaktstelle(n)Sąd Okręgowyul. Piłsudskiego 10Zu Händen von: Dorota Gałkowska26-600 RadomPOLENTelefon: +48 483680391E-Mail: przetargi@radom.so.gov.plFax: +48 483856652Internet-Adresse(n): Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: www.radom.so.gov.plWeitere Auskünfte erteilen: Sąd Okręgowyul. Grzecznarowskiego 2Zu Händen von: Dorota Gałkowska26-600 RadomPOLENTelefon: +48 483680391E-Mail: przetargi@radom.so.gov.plFax: +48 483856652Internet-Adresse: http://www.radom.so.gov.plAusschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen fürden wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)verschicken: Sąd Okręgowyul. Grzecznarowskiego 2Zu Händen von: Dorota Gałkowska26-600 RadomPOLENTelefon: +48 483680391E-Mail: przetargi@radom.so.gov.plFax: +48 483856652Internet-Adresse: http://www.radom.so.gov.plAngebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Sąd Okręgowyul. Grzecznarowskiego 2Zu Händen von: Dorota Gałkowska26-600 RadomPOLENTelefon: +48 483680391E-Mail: przetargi@radom.so.gov.plFax: +48 483856652Internet-Adresse: http://www.radom.so.gov.plAbschnitt II: AuftragsgegenstandII.1) BeschreibungII.1.6) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)71247000 BeschreibungBeaufsichtigung der Bauarbeiten.Abschnitt IV: VerfahrenIV.3) VerwaltungsangabenIV.3.3) Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzendenUnterlagen bzw. der BeschreibungSchlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die Einsichtnahme:24.5.2012 - 11:00IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge24.5.2012 - 11:00IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträgeverfasst werden könnenPolnisch.Ogłoszenie o zamówieniuUsługiDyrektywa 2004/18/WESekcja I: Instytucja zamawiającaI.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktoweSąd Okręgowyul. Piłsudskiego 10Osoba do kontaktów: Dorota Gałkowska26-600 RadomPOLSKATel.: +48 483680391E-mail: przetargi@radom.so.gov.plFaks: +48 483856652Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.radom.so.gov.plWięcej informacji można uzyskać pod adresem: Sąd Okręgowyul. Grzecznarowskiego 2Osoba do kontaktów: Dorota Gałkowska26-600 RadomPOLSKATel.: +48 483680391E-mail: przetargi@radom.so.gov.plFaks: +48 483856652Adres internetowy: http://www.radom.so.gov.plSpecyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogukonkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać podadresem: Sąd Okręgowyul. Grzecznarowskiego 2Osoba do kontaktów: Dorota Gałkowska26-600 RadomPOLSKATel.: +48 483680391E-mail: przetargi@radom.so.gov.plFaks: +48 483856652Adres internetowy: http://www.radom.so.gov.plOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należyprzesyłać na adres: Sąd Okręgowyul. Grzecznarowskiego 2Osoba do kontaktów: Dorota Gałkowska26-600 RadomPOLSKATel.: +48 483680391E-mail: przetargi@radom.so.gov.plFaks: +48 483856652Adres internetowy: http://www.radom.so.gov.plI.2) Rodzaj instytucji zamawiającejInna: Sąd OkręgowyI.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalnościInny: wymiar sprawiedliwościI.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiającychInstytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucjizamawiających: nieSekcja II: Przedmiot zamówieniaII.1) OpisII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:Swiadczenie usługi polegającej na pełnieniu czynności InwestoraZastępczego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn."Budowa budynku SąduRejonowego i Sądu Okręgowego w Radomiu, przy ul. Warszawskiej/Parkowej,26-600 Radom".II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejscerealizacji dostawy lub świadczenia usługUsługiKategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne izintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architekturykrajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych;usługi badań i analiz technicznychGłówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacjidostawy lub świadczenia usług: Radom.Kod NUTS II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lubdynamicznego systemu zakupów (DSZ)Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznegoII.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupuI. Na etapie poprzedzającym rozpoczęcie nadzorowania robót budowlanychInwestor Zastępczy zobowiązany jest w szczególności:1) należycie zapoznać się z projektem budowlanym, projektem wykonawczym,specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót we wszystkichspecjalnościach oraz przedmiarami robót w stopniu pozwalającym na udział wprocedurze wyboru Wykonawcy robót budowlanych oraz udział w tejprocedurze, przeprowadzonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.1.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.);2) należycie zapoznać się ze wzorem umowy z Wykonawcą robót budowlanychoraz harmonogramem rzeczowo – finansowym robót przedstawionym przezWykonawcę robót budowlanych;3) należycie zapoznać się z uzbrojeniem terenu i istniejącymi obiektami;4) przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy oświadczeniainspektorów nadzoru wchodzących w skład zespołu, stwierdzające przyjęcieobowiązków inspektorów nadzoru nad inwestycją;5) przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy kopiedokumentów uprawnień budowlanych w wymaganym przez przedmiot umowyzakresie wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwejokręgowej izby samorządu zawodowego.6) powiadomić organ nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót zzałączeniem oświadczenia kierownika budowy i inspektorów nadzoru,stwierdzających przejęcie obowiązków przypisanych tym funkcjom na budowie;7) uczestniczyć w protokolarnym przekazaniu placu budowy Wykonawcy robótbudowlanych;II. Po rozpoczęciu robót budowlanych Inwestor Zastępczy zobowiązany jestświadczyć kompleksowy nadzór inwestorski we wszystkich specjalnościachwynikających z zadania inwestycyjnego zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r.Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 zpóźniejszymi zmianami), projektem budowlanym, projektem wykonawczym ispecyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót we wszystkichspecjalnościach stanowiącymi załącznik nr 2 do umowy na świadczenie usługiInwestora Zastępczego oraz czynności związane z rozliczeniem rzeczowym ifinansowym zadania inwestycyjnego, a w szczególności:1) sprawować nadzór inwestorski w następujących specjalnościach:a) konstrukcyjno – budowlanej,b) architektonicznej,c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych ikanalizacyjnych,d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznychoraz elektroenergetycznych,e) drogowej,f) telekomunikacyjnej a także w zakresie instalacji niskoprądowej (siećstrukturalna, system kontroli dostępu, system telewizji dozorowej, systemsygnalizacji pożaru, system alarmowy, włamania i napadu, systemwideo-domofonowy, system nagłośnienia audio-wideo);2) nadzorować budowę w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót orazużywanych materiałów z częstotliwością zapewniającą skuteczny nadzór (nierzadziej niż raz na 2 dni), uzależnioną od rodzaju wykonywanych robót orazpotrzeb Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych;3) nadzorować budowę ze szczególnym uwzględnieniem czynności odbioru robótzanikających i ulegających zakryciu;4) dokonywać odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu wterminie do 3 dni roboczych od daty zawiadomienia;5) w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej, stawić się na placu budowyniezwłocznie;6) zatwierdzać materiały, wyroby i urządzenia przewidziane przez Wykonawcęrobót budowlanych do zastosowania, ocenić ich zgodność z projektembudowlanym, projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi wykonaniai odbioru robót we wszystkich specjalnościach, a w przypadku propozycjiWykonawcy robót zastosowania materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych –dokonać oceny ich równoważności z przewidzianymi w projekcie budowlanym,projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru, wuzgodnieniu z Zamawiającym i osobami pełniącymi Nadzór autorski;7) kontrolować sposób składowania i przechowywania materiałów, wyrobóworaz urządzeń;8) egzekwować od Wykonawcy robót budowlanych pełnego dostępu do terenubudowy, wszelkich miejsc pozyskiwania, wytwarzania, wmontowania, składanialub przygotowywania materiałów i urządzeń do wbudowania;9) nadzorować badania wbudowywanych materiałów, wyrobów i urządzeńwykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych, a w razie wątpliwości codo ich jakości - nakazywać Wykonawcy robót budowlanych wykonaniedodatkowych badań, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego;10) prowadzić w imieniu Zamawiającego – własnym staraniem i na swój koszt– wszelkie badania laboratoryjne i kontrolne wynikające z zakresu badańokreślonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót;11) kontrolować dokumenty jakości, aprobaty, deklaracje zgodności, atestyhigieniczne, instrukcje obsługi i inne dokumenty związane z wbudowywanymimateriałami, wyrobami i urządzeniami w celu niedopuszczenia dozastosowania materiałów, wyrobów i urządzeń wadliwych lub niedopuszczonychdo stosowania w budownictwie na terenie Polski;12) zatwierdzać przedstawione metody wykonania robót budowlanych,włączając w to roboty tymczasowe i zabezpieczające zaproponowane przezWykonawcę robót budowlanych;13) nadzorować przeprowadzanie prób i rozruchów;14) sprawdzać wykonane roboty i powiadamiać Wykonawcę robót budowlanych,nadzór autorski oraz Zamawiającego o wykrytych wadach, określając zakreskoniecznych do wykonania robót poprawkowych;15) egzekwować terminowe usunięcie wad;16) sporządzać pisemne poświadczenia o usunięciu wad przez Wykonawcę robótbudowlanych;17) nadzorować roboty budowlane i instalacyjne oraz wyposażenie budynku wsprzęt i urządzenia w zakresie zgodności z wymaganiami ochronyprzeciwpożarowej;18) pisemnie informować Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem owszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót orazpodejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych;19) wstrzymywać roboty budowlane prowadzone w sposób zagrażającybezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przezZamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych i niezwłocznie w sposóbpisemny zawiadomić Zamawiającego o zaistniałym stanie rzeczy;20) podejmować decyzje o robotach, których wykonanie jest natychmiastowowymagane, wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub wsytuacjach zagrożenia życia;21) monitorować postęp robót pod względem technicznym, finansowym,organizacyjnym i czasowym oraz sprawdzać ich stan realizacji zobowiązującym harmonogramem rzeczowo – finansowym, zatwierdzać rysunkiwykonawcze i warsztatowe sporządzone przez Wykonawcę robót budowlanych;22) powiadamiać Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robótbudowlanych oraz rozbieżnościach pomiędzy dokumentacją Zamawiającego, astanem faktycznym na terenie budowy;23) kontrolować prawidłowość oraz dokonywać poprzez poszczególnychinspektorów nadzoru zapisów w dzienniku budowy w zakresie powierzonych imczynności nadzoru, stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczeniedla oceny właściwego wykonania robót budowlanych oraz innych dokumentówbudowy;24) informować Zamawiającego o wszelkich opóźnieniach lub nieuzasadnionymprzerwaniu robót budowlanych, lub nienależytym wykonywaniu obowiązków, czywykonywaniu robót budowlanych w sposób sprzeczny z umową, a wszczególności o w/w zdarzeniach uprawniających Zamawiającego do naliczeniaWykonawcy robót kar umownych;25) sporządzać protokoły konieczności i przedkładać je Zamawiającemu doakceptacji;26) opiniować wszelkie propozycje oraz przesłanki wykonania robótpowodujących konieczność udzielenia przez Zamawiającego Wykonawcy robótbudowlanych zamówień uzupełniających lub zamówień dodatkowych. Opiniowaćwszelkie propozycje wykonania robót zamiennych, a także zmian w zakresietechnologii wykonania robót, zmian w zakresie dokumentacji projektowej lubspecyfikacji technicznej, zmniejszenia zakresu prac budowlanych,rezygnacji z wykonania części prac, zmian parametrów urządzeń lubwyposażenia i przedstawiać je Zamawiającemu do akceptacji wraz zpropozycją rozliczenia w/w robót zgodnie z postanowieniami umowy zWykonawcą robót budowlanych;27) przygotować projekt Warunków Zamówienia oraz sprawdzić kosztorysy iprzedmiary w zakresie niezbędnym do wszczęcia i przeprowadzeniapostępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót/zamówieńdodatkowych i uzupełniających;28) nadzorować w w/w zakresie również ewentualne roboty dodatkowe,uzupełniające i zamienne związane z realizacją zadania inwestycyjnego;29) organizować i przewodniczyć nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc (a wprzypadku wystąpienia potrzeby częściej) naradom technicznym, w którychudział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizacjęzadania inwestycyjnego stron (w szczególności z udziałem Zamawiającego)oraz sporządzać protokoły z tych narad, a następnie przekazywać jeZamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych w terminie 3 dni od dnianarady;30) na bieżąco egzekwować ustalenia z narad technicznych, o których mowa wpkt 29 niniejszego ustępu;31) przedkładać Zamawiającemu do zatwierdzenia pisemne miesięczne raportyrozliczeniowe w wersji papierowej, a także w jednym egzemplarzu (w wersjipapierowej) dla Nadzoru autorskiego w terminie do 7 dni po upływie każdegomiesiąca kalendarzowego:a) raporty te mają zawierać informacje o stanie zaawansowania zadania,analizę zgodności terminów wykonywania robót z przyjętym harmonogramemrzeczowo - finansowym, informacje o kosztach w zakresie zgodności zprzyjętymi założeniami oraz harmonogramem rzeczowo - finansowym, ocenęjakości wykonywanych robót i występujących głównych problemów,b) Zamawiający może odmówić zatwierdzenia w/w raportu w terminie 7 dni oddnia jego złożenia wraz z podaniem pisemnego uzasadnienia;c) w sytuacji określonej w lit.b), Inwestor Zastępczy winien ustosunkowaćsię do pisemnego uzasadnienia Zamawiającego w terminie 3 dni od jegootrzymania. Niezachowanie tego terminu stanowi podstawę do naliczenia karumownych w wysokości wskazanej w § 13 ust. l lit. c) wzoru umowy naświadczenie usługi Inwestora Zastępczego;d) w przypadku nie złożenia raportu, o którym mowa lub odmowy jegozatwierdzenia przez Zamawiającego Inwestor Zastępczy nie jest upoważnionydo wystawienia faktury;e) trzykrotne następujące po sobie zaistnienie sytuacji, o której mowa wlit. d) może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającegoz przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Inwestor Zastępczy;32) prowadzić dokumentację fotograficzną budowy (w formie papierowej icyfrowej) i załączyć ją do sporządzanych przez Inwestora Zastępczegomiesięcznych raportów o stanie zaawansowania robót składanychZamawiającemu;33) poza raportami, o których mowa w pkt. 31, niezwłocznie przekazywaćpisemnie wszelkie informacje i opinie mające znaczenie dla prawidłowejrealizacji zadania;34) sprawdzać i potwierdzać zestawienia ilości i wartości faktyczniewykonanych robót w okresie rozliczeniowym, będących podstawą do rozliczeńfinansowych Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych, na podstawieharmonogramu rzeczowo – finansowego oraz kosztorysu Wykonawcy.Przeprowadzać – w ramach posiadanych przez Zamawiającego środków - odbioryrobót wykonanych w okresie rozliczeniowym do 7 dni od daty zgłoszeniaodbioru robót przez Wykonawcę robót budowlanych;35) zatwierdzać protokoły odbioru elementów robót, niezbędnych dowystawienia faktur przez Wykonawcę robót budowlanych w danym okresierozliczeniowym;36) kontrolować prawidłowość zafakturowanych robót oraz sprawdzaćdokumenty rozliczeniowe budowy pod względem merytorycznym i rachunkowym;37) potwierdzić aktualny stan robót w razie przerwy w robotach oraz winnych wypadkach, gdy zajdzie potrzeba ustalenia ilości, jakości iwartości w zakresie niezbędnym do rozliczeń z Wykonawcą robót budowlanych;38) zorganizować nadzór w sposób zapewniający terminowość odbioru,eliminując możliwość powstawania opóźnień w ich realizacji;39) zorganizować i brać udział wraz z Zamawiającym w odbiorze częściowymrobót – w sytuacji, gdy Zamawiający wystąpi do Wykonawcy robót budowlanychz wnioskiem o przekazanie części przedmiotu umowy o roboty budowlane - do14 dni od daty zgłoszenia odbioru robót przez Wykonawcę robót budowlanych,ustalić ewentualne wady, usterki w toku odbioru oraz egzekwować ichusunięcie przez Wykonawcę robót budowlanych (w odbiorze biorą udziałwszyscy inspektorzy nadzoru);40) zorganizować i brać udział wraz z przedstawicielami Zamawiającego wodbiorze końcowym robót budowlanych w terminie do 30 dni od zgłoszeniagotowości przez Wykonawcę robót budowlanych (w odbiorze końcowym biorąudział wszyscy inspektorzy nadzoru oraz przedstawiciele Zamawiającegonależycie umocowani), a w szczególności:a) potwierdzać zgodność wpisu do dziennika budowy potwierdzającegozakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnymwymaganych prób i sprawdzeń,b) brać udział w przeprowadzeniu prób i sprawdzeń,c) zweryfikować, sprawdzić kompletność i prawidłowość przedłożonych przezWykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru końcowego ipisemnie zawiadomić o ich kompletności Zamawiającego w terminie do 10 dniod dnia ich otrzymania,d) zorganizować odbiór końcowy i zawiadomić wszystkich uczestników oodbiorze końcowym,e) brać udział wraz z przedstawicielami Zamawiającego w czynnościachodbioru, ustalić ewentualne wady, czy usterki i egzekwować ich usunięcieprzez Wykonawcę robót budowlanych,f) sporządzać i podpisywać wraz z przedstawicielami Zamawiającegobezusterkowy odbiór końcowy (Inwestor Zastępczy nie jest uprawniony dosamodzielnego dokonania odbioru robót),g) sprawdzić pod względem kompletności i ważności przekazane przezwykonawcę robót budowlanych instrukcje użytkowania i konserwacji maszyn iurządzeń, kodów, gwarancje, certyfikaty, atesty i inne dokumenty niezbędnedo prawidłowego użytkowania obiektu,h) sprawdzać rozliczenie prac wykonanych przez Wykonawcę robótbudowlanych;41) naliczać i egzekwować w uzgodnieniu z Zamawiającym wymaganych –zgodnie z warunkami umownymi – kar umownych od Wykonawcy robótbudowlanych;42) poświadczyć termin zakończenia robót budowlanych;43) sprawdzać wszelkie dokumenty przygotowane przez Wykonawcę robótbudowlanych po zakończeniu robót budowlanych;44) kontrolować przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa i higienypracy oraz utrzymywania porządku przez wszystkich uczestników procesuinwestycyjnego w rozumieniu wymagań stawianych przez Prawo budowlane iinne obowiązujące przepisy;45) wnioskować z jednoczesnym powiadomieniem o tym Zamawiającego ousunięciu z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę robótbudowlanych, która zachowuje się w sposób niewłaściwy lub jestniekompetentna lub niedbała w swojej pracy.46) rozliczyć umowę o roboty budowlane w przypadku jej rozwiązania wraz zprzeprowadzeniem inwentaryzacji.III. Po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robótbudowlanych Inwestor Zastępczy zobowiązany jest w szczególności:1) przygotować rozliczenia rzeczowe i końcowe z realizacji umowy na robotybudowlane w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu bezusterkowegoodbioru końcowego robót budowlanych;2) zweryfikować i zatwierdzić instrukcję użytkowania budynku orazinstrukcję bezpieczeństwa pożarowego z planem ewakuacji, o którym mowa w §6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innychobiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109 poz. 719) orazkompletną dokumentację powykonawczą, a następnie dostarczyć ją doZamawiającego wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową (łącznie zinwentaryzacją geodezyjną i świadectwem charakterystyki energetycznej) wformie ustalonej z Zamawiającym;3) przygotować dane rzeczowe i finansowe niezbędne do końcowegorozliczenia inwestycji oraz do sporządzenia dokumentów przekazania -przejęcia PT i OT w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowegoprotokołu odbioru końcowego robót;4) przekazać – przy udziale Zamawiającego – gotowe obiekty do użytkowaniawraz z kompletem niezbędnych dokumentów w stanie faktycznym i prawnym,zdatnym do rozpoczęcia użytkowania;5) w terminie 60 dni od daty przekazania obiektu do użytkowania opracowaćkompletną dokumentację rozliczeniową zadania inwestycyjnego celem jejzłożenia w Departamencie Budżetu, Kontroli Zarządczej i EfektywnościMinisterstwa Sprawiedliwości;6) uzyskać wszystkie wymagane przepisami prawa decyzje administracyjne,opinie, uzgodnienia po zakończeniu procesu inwestycyjnego;7) współdziałać z Wykonawcą robót budowlanych i Zamawiającym w celuuzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;8) obsługiwać okres gwarancji i rękojmi zadania inwestycyjnego. InwestorZastępczy zobowiązany będzie do: prowadzenia przy udziale przedstawicieliZamawiającego, przeglądów gwarancyjnych. Zamawiający zakłada, że w okresiegwarancyjnym przynajmniej raz na pół roku dokonywane będą przeglądy stanutechnicznego wybudowanego obiektu i instalacji; w przypadku stwierdzeniausterek/wad objętych gwarancją lub rękojmią Inwestor Zastępczy zobowiązanybędzie do wyegzekwowania ich naprawy przez Wykonawcę robót budowlanych, wramach prowadzenia przeglądów gwarancyjnych. Inwestor Zastępczyzobowiązany jest do opracowania harmonogramu przeglądów, organizowaniaprzeglądów, nie rzadziej niż raz na pół roku, przygotowania dokumentacjipo przeglądzie, kierowania pism do Wykonawcy robót budowlanych o usuniecieusterek, jeśli będzie taka potrzeba – obsługa poodbiorowa do terminówwygaśnięcia gwarancji i odbiorów pogwarancyjnych;9) archiwizować korespondencję i dokumentację dotyczącą przebiegu procesuinwestycyjnego i przekazać ją Zamawiającemu w stanie kompletnym pozakończeniu inwestycji lub rozwiązaniu umowy na świadczenie usługiInwestora Zastępczego.IV. Na każdym etapie realizacji inwestycji Inwestor Zastępczy zobowiązanyjest w szczególności:1) zapewnić, w razie potrzeby, tłumaczenia wszelkich dokumentówobcojęzycznych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego;2) zapewnić, w razie potrzeby, tłumacza na budowie, w przypadku, gdy wskład zespołu Inwestora Zastępczego wchodzi osoba nie władająca językiempolskim,3) dążyć do oszczędnej realizacji inwestycji, zapobiegać stratom imarnotrawstwu;4) niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 2 dni, udzielać Wykonawcyrobót budowlanych wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczącychrealizacji zadania inwestycyjnego;5) doradzać Zamawiającemu w przypadku zaistnienia roszczeń i sporów zWykonawcą robót budowlanych oraz w przypadku zaistnienia problemów naetapie prowadzenia robót budowlanych;6) w przypadku kontroli przebiegu realizacji zadania współdziałać zZamawiającym poprzez przedłożenie stosownych dokumentów dotyczącychrealizacji zadania;7) występować w imieniu Zamawiającego przed organami administracji wsprawach wynikających z realizacji inwestycji, w granicach udzielonychpełnomocnictw;8) reprezentować Zamawiającego, na jego wniosek, w kontaktach z osobamitrzecimi w sprawach związanych z realizacją inwestycji;9) dostosować czas pracy do czasu pracy Wykonawcy robót budowlanych iwymagań Zamawiającego;10) opiniować i wskazywać sposoby załatwienia wszelkiego rodzaju skarg iroszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania;11) ściśle współpracować z Zamawiającym oraz osobami pełniącymi Nadzórautorski;12) udzielać wszystkich niezbędnych informacji związanych z przebiegiemnadzorowanej inwestycji w całym okresie realizacji umowy, w tymopracowywać sprawozdania i załączniki wg wzorów Zamawiającego „Informacjaz realizacji zadań finansowanych ze środków inwestycyjnych” w terminachobowiązujących w Ministerstwie Sprawiedliwości; 13) prowadzić i na bieżącoaktualizować Kartę ewidencyjną zadania inwestycyjnego sądu;14) przekazywać Zamawiającemu kopie wszystkich pism kierowanych doWykonawcy robót budowlanych i innych osób biorących udział w procesieinwestycyjnym.II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)71247000II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych(GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):nieII.1.8) CzęściTo zamówienie podzielone jest na części: nieII.1.9) Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nieII.2) Wielkość lub zakres zamówieniaII.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:Wartość zamówienia powyżej 130 000 EUR.II.2.2) Informacje o opcjachOpcje: nieII.2.3) Informacje o wznowieniachJest to zamówienie podlegające wznowieniu: takII.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacjiOkres w miesiącach: 96 (od udzielenia zamówienia)Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym itechnicznymIII.1) Warunki dotyczące zamówieniaIII.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 15000,- PLN.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu,2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasyoszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawszeporęczeniem pieniężnym,3) gwarancjach bankowych,4) gwarancjach ubezpieczeniowych,5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji RozwojuPrzedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami).2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % cenycałkowitej brutto podanej w ofercie należy złożyć przed podpisaniem umowyw jednej z następujących postaci:a) pieniądzu,b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasyoszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawszezobowiązaniem pieniężnym,c) gwarancjach bankowych,d) gwarancjach ubezpieczeniowych,e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji RozwojuPrzedsiębiorczości.III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lubodniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:Budżet Państwa.III.1.4) Inne szczególne warunkiWykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nieIII.2) Warunki udziałuIII.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisemdo rejestru zawodowego lub handlowegoInformacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie wykluczeni napodstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ispełniający warunki z art.22 ust.1 tj. Wykonawcy, którzy spełniają warunkidotyczące:1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lubczynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;2) posiadania wiedzy i doświadczenia;3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymido wykonania zamówienia;4)sytuacji ekonomicznej i finansowej.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagająwpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciuo art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcyprzed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznychoświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowegopotwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lubzaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lubrozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonaniadecyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przedupływem terminu składania ofert.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu UbezpieczeńSpołecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające,że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne ispołeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wcałości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonymw art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcyprzed upływem terminu składania ofert.6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonymw art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcyprzed upływem terminu składania ofert.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytoriumRzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:1) w punkcie 2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którymma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nieotwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione niewcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.2) w punkcie 3. i 4. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, wktórym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczeniespołeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wcałości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.3) w punkcie 5. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lubadministracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, którejdokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składaniaofert.4) w punkcie 6. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którymma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nieorzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione niewcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca masiedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którychmowa w punkcie 2, 3, 4, 5,6 lub powyższym zastępuje się je dokumentemzawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organemsądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lubgospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którymwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowaInformacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:Wykaz dokumentów:1. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresieprowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zprzedkładanego dokumentu musi jednoznacznie wynikać, że składka zostałazapłacona.Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Minimalne wymogi.Warunkiem udziału w postępowaniu jest:a) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresieprowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia nakwotę co najmniej 3 000 000 PLN.W przypadku Wykonawców, którzy wykażą kwotę ubezpieczenia w innej walucieniż PLN, Zamawiający przeliczy jej wartość według średniego kursu NBP zpierwszego dnia okresu objętego ubezpieczeniem.III.2.3) Kwalifikacje techniczneInformacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:Wykaz dokumentów:1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłychrównież wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnianiawarunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływemterminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jestkrótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, datwykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, żeusługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wszczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lubkierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ichkwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dowykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.3. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówieniaposiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązekposiadania takich uprawnień.Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:Minimalne wymogi.Warunkiem udziału w postępowaniu jest:a) wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składaniaofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tymokresie co najmniej 1 usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nadbudową budynku użyteczności publicznej (w rozumieniu RozporządzeniaMinistra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunkówtechnicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) o zbliżonym do niniejszegoprzedmiotu zamówienia zakresie, tj. obejmującym budowę budynku wraz zinfrastrukturą towarzyszącą o kubaturze budynku użyteczności publicznejnie mniejszej niż 30.000 m3 i wartości nadzorowanych robót budowlanych niemniejszej niż 20 000 000 PLN brutto.Wartość robót podaną w walutach innych niż PLN Inwestor Zastępczyprzeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia(dla Kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub na dzieńpodpisania Protokołu odbioru robót (w przypadku kontraktów, w których niewystawia się Świadectwa Przejęcia).Minimalne wymogi.Warunkiem udziału w postępowaniu jest:a) dysponowanie co najmniej 1 inspektorem nadzoru inwestorskiego w każdejz poniższych specjalności (łącznie 5 Inspektorów nadzoru), który będzieuczestniczył w wykonywaniu zamówienia:— z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej dowykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – bezograniczeń – z co najmniej 5 – letnim doświadczeniem na stanowiskuInspektora nadzoru, w ramach realizacji co najmniej 3 robót budowlanychobejmujących branżę ogólnobudowlaną podczas realizacji budowy lubprzebudowy budynku lub zespołu budynków, z czego co najmniej 1 budynkuużyteczności publicznej,— z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresiesieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń – z minimum 5 –letnim doświadczeniem na stanowisku Inspektora nadzoru, w ramachrealizacji co najmniej 3 robót budowlanych obejmujących branżę sanitarnąpodczas realizacji budowy lub przebudowy budynku lub zespołu budynków, zczego co najmniej 1 budynku użyteczności publicznej,— z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresiesieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych –bez ograniczeń – z minimum 5 – letnim doświadczeniem na stanowiskuInspektora nadzoru, w ramach realizacji co najmniej 3 robót budowlanychobejmujących branżę elektryczną podczas realizacji budowy lub przebudowybudynku lub zespołu budynków, z czego co najmniej 1 budynku użytecznościpublicznej,— z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej – z minimum 5 –letnim doświadczeniem na stanowisku Inspektora nadzoru, w ramachrealizacji co najmniej 3 robót budowlanych obejmujących branżę drogową,— z uprawnieniami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej – wograniczonym zakresie (zgodnie z § 22.2. rozporządzenia w sprawiesamodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) – z minimum 5 – letnimdoświadczeniem na stanowisku Inspektora nadzoru, w ramach realizacji conajmniej 2 robót budowlanych obejmujących branżę telekomunikacyjną podczasrealizacji budowy lub przebudowy budynku lub zespołu budynków, z czego conajmniej 1 budynku użyteczności publicznej.UWAGA: funkcji, o których mowa w podpunkcie a) nie można ze sobą łączyć.b) ustanowienie nad powołanymi inspektorami nadzoru Kierownika Zespołu zwykształceniem wyższym i uprawnieniami budowlanymi w specjalnościkonstrukcyjno – budowlanej do wykonywania samodzielnych funkcjitechnicznych w budownictwie – bez ograniczeń, z minimum 10 – letnimdoświadczeniem na stanowisku Inspektora nadzoru przy realizacji robótbudowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia, w tym nadzór nadrealizacją co najmniej 2 budynków odpowiadających przedmiotowi zamówienia(budynków użyteczności publicznej obejmujących budowę lub przebudowębudynku lub zespołu budynków) o wartości nadzorowanych robót budowlanychprzynajmniej w ramach jednego z tych zamówień nie niższej niż 20.000.000zł. brutto.UWAGA: funkcja ta nie może być łączona z funkcją inspektora nadzoru ouprawnieniach w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.c) dysponowanie specjalistą ds. rozliczeń inwestycji – posiadającymwykształcenie wyższe oraz co najmniej 2 – letnie doświadczenie wrozliczaniu kontraktów budowlanych w tym przynajmniej 1 kontraktuzwiązanego z realizacją budynku użyteczności publicznej.d) posiadanie odpowiednich do zakresu robót kwalifikacji zawodowych –uprawnień budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymizmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późniejszymi zmianami), aktualnychzaświadczeń o wpisie na listę członków właściwej okręgowej izby samorząduzawodowego lub odpowiadających im ważnych uprawnień budowlanych wydanychna podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.Uwaga.Zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) samodzielnefunkcje techniczne w budownictwie określone w art. 12 ust. 1 ustawy, mogąrównież wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostałyuznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębnąstanowią przepisy ustawy z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawaniakwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UniiEuropejskiej (Dz. U. Nr 63 poz. 394 z późniejszymi zmianami).III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługiIII.3.1) Informacje dotyczące określonego zawoduŚwiadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nieIII.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługiOsoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osóbodpowiedzialnych za wykonanie usługi: nieSekcja IV: ProceduraIV.1) Rodzaj proceduryIV.1.1) Rodzaj proceduryOtwartaIV.2) Kryteria udzielenia zamówieniaIV.2.1) Kryteria udzielenia zamówieniaNajniższa cenaIV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznejWykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nieIV.3) Informacje administracyjneIV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:ZP 226-4/12IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienianieIV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lubdokumentu opisowegoTermin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu dodokumentów: 24.5.2012 - 11:00Dokumenty odpłatne: takPodać cenę: 0.18 PLNWarunki i sposób płatności: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówieniawraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Sądu Okręgowego wRadomiu WWW.radom.so.gov.pl lub uzyskać w siedzibie Zamawiającego: SądOkręgowy, ul. Grzecznarowskiego 2, 26–600 Radom, pokój 505, V piętro:a) w wersji elektronicznej na płycie DVD – nieodpłatnie,b) w wersji papierowej odpłatność wynosi:— dokumenty czarno – białe (tekst, rysunek): format A-4 – 0,18 PLN/1 str.,format A-3 – 0,36 PLNzł./1 str., powierzchnia powyżej A-3 – 10,- PLN/1 m2,— dokumenty kolorowe (tekst, rysunek) – 35 PLN/1 m2.IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału wpostępowaniu24.5.2012 - 11:00IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski odopuszczenie do udziału w postępowaniupolski.IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąw dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)IV.3.8) Warunki otwarcia ofertData: 24.5.2012 - 11:30Miejscowość: Radom.Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nieSekcja VI: Informacje uzupełniająceVI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaJest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nieVI.2) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UniiEuropejskiej: nieVI.3) Informacje dodatkowe1. Zamawiający, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówieńpublicznych, przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następującychsytuacjach:1) Zamawiający dopuszcza zmianę osób wyznaczonych do pełnienia funkcji wprzypadku:a) śmierci,b) rozwiązania stosunku pracy,c) utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania funkcji w ramachniniejszego zamówienia,d) choroby powyżej 30 dni potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim,e) innych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezależnych odZamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących obiektywną niemożliwościąpełnienia funkcji przez daną osobę, wynikających z okoliczności, którychmimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przedwszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.Zmiana osób stanowiących zespół inspektorów nadzoru będzie możliwa nawniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami, poprzedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innejosoby spełniającej warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych WarunkówZamówienia.Zamawiający zastrzega sobie: prawo do nie wyrażenia zgody na zmianę osób,których kwalifikacje są niższe niż osób wymienionych w ofercie.2) Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmianępodwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacjiprzedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniuprzez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału wrealizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy ztytułu realizacji umowy. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, nazasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunkówudziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowypodwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niżwskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przezdotychczasowego podwykonawcę.2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminów realizacji umowy w następującychsytuacjach:1) W przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisówprawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.2) W przypadku zmiany wielkości planowanych przez MinisterstwoSprawiedliwości środków finansowych w danym roku realizacji inwestycji.3) Jeżeli zmiana terminów realizacji umowy jest konieczna z powodudziałania siły wyższej tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okolicznościniezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencjimimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przedwszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należyzdarzenie zewnętrzne:a) o charakterze niezależnym od stron,b) którego nie można było przewidzieć na etapie postępowania o udzieleniezamówienia publicznego,c) którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przyzachowaniu należytej staranności,d) którego nie można przypisać drugiej stronie.Za siłę wyższą warunkują zmianę umowy uważać się będzie w szczególności:a) powódź, pożar,b) silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz,nietypowe dla obszaru na którym realizowany jest przedmiot umowy,szczególnie w dłuższym okresie,c) inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, nietypowe dla tegoobszaru.Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych,których wystąpienie musi być normalnie brane pod uwagę przy składaniuofert.Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie również:a) zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne,b) nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej,c) promieniowanie lub skażenia,d) nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego,urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodująceprzerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości, bez którychzrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy stało się niemożliwe,e) wystąpienie na obszarze, na którym realizowany jest przedmiot umowyzakażeń lub zachorowań na choroby zakaźne lub innych zjawisk związanych zezdrowiem w liczbie większej niż zwykle albo wystąpienie zakażeń lub choróbzakaźnych dotychczas niewystępujących.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany kwoty wynagrodzenia Wykonawcy wprzypadku zmiany stawki podatku VAT przez ustawodawcę, przy czym zmianabędzie mogła objąć wyłącznie cześć wynagrodzenia za usługi, których w dniuzmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.4. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian zawartej umowy takżew innych okolicznościach, a w szczególności w następujących sytuacjach:a) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich irachunkowych w treści umowy,b) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno– prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innychdanych identyfikacyjnych,c) zmiany wskutek wystąpienia innych okoliczności nie wynikających z winyWykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej starannościnie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzieleniezamówienia publicznego (w tym zmiana powszechnie obowiązujących przepisówprawa), a zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tychzmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,d) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, żewiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie niewpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie, ani na wynikpostępowania o udzielenie zamówienia publicznego.Powyższe ewentualne zmiany zostaną wprowadzone aneksami i dokonane poprzeprowadzeniu uzgodnień przez strony umowy, z wyjątkiem zmian, o którychmowa w pkt 4 ppkt a) i b), które następują poprzez pisemne powiadomienieZamawiającego i nie wymagają formy aneksu.VI.4) Procedury odwoławczeVI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeUrząd Zamówień Publicznychul. Postępu 17a02-676 WarszawaPOLSKAE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel.: +48 224587801Adres internetowy: http://www.uzp.gov.plFaks: +48 224587700VI.4.2) Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom, atakże innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danegozamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przezZamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnejprzewidziane w DZIALE VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.2. Środkami ochrony prawnej, które mogą by wnoszone w niniejszympostępowaniu są: odwołanie i skarga do sądu.3. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia środków ochrony prawnej określadział VI ustawy.VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:12.4.2012	Tarjeta
16.04.2012 actualizado por última vez
16.04.2012	Identificación del concurso
2-105107
22	Anuncio	Tipos de edificios afines
FR-Bordeaux	Convocatoria
FR-Nantes Cedex 1	Convocatoria
Marché de maîtrise d'oeuvre urbaine, architecturale en bâtiment, économie du bâtiment, écologie, paysagère, scénographie urbaine et infrastructure, pour l'aménagement du site Saint François, à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (44)

References: art. 6
 art. 6
 art. 24
 art.22
 art. 24
 art. 24
 art. 24
 art. 24
 art. 24
 art. 12
 art. 12
 art. 144