Source: https://es.scribd.com/doc/92024650/Adicionales-de-Obra-Solicitar
Timestamp: 2016-02-13 22:21:56+00:00

Document:
SubirSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicScribd Selects BooksHand-picked favorites from our editorsScribd Selects AudiobooksHand-picked favorites from our editorsScribd Selects ComicsHand-picked favorites from our editorsScribd Selects Sheet MusicHand-picked favorites from our editorsTop BooksWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop AudiobooksWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop ComicsWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop Sheet MusicWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreCategoriesArts & IdeasBiography & MemoirBusiness & LeadershipChildren'sComputers & TechnologyCooking & FoodCrafts & HobbiesFantasyFiction & LiteratureHappiness & Self-HelpHealth & WellnessHistoryHome & GardenHumorLGBTMystery, Thriller & CrimePolitics & EconomyReferenceReligionRomanceScience & NatureScience FictionSociety & CultureSports & AdventureTravelYoung AdultCategoriesArts & IdeasBiography & MemoirBusiness & LeadershipChildren'sComputers & TechnologyCooking & FoodFantasyFiction & LiteratureHappiness & Self-HelpHealth & WellnessHistoryHome & GardenHumorLGBTMystery, Thriller & CrimePolitics & EconomyReferenceReligionRomanceScience & NatureScience FictionSociety & CultureSports & AdventureTravelYoung AdultCategoriesAdaptationsChildren’sCrime & MysteryFictionHumorMangaNonfictionRomanceSciFi, Fantasy & HorrorSuperheroesYoung AdultPublishersArcanaArchie ComicsBOOM! StudiosDynamiteIDW PublishingKingstone ComicsMarvel ComicsSpace Goat ProductionsTop Cow ComicsTop Shelf ProductionsValiant Comics ZenescopeDifficultyBeginnerIntermediateAdvancedMixedInstrumentBrassDrums & PercussionGuitar, Bass, and FrettedPianoStringsVocalWoodwindsGenreClassicalCountryFolkJazz & BluesMovies & MusicalsPop & RockReligious & HolidayStandardsP. 1Adicionales de Obra SolicitarAdicionales de Obra Solicitar|Views: 2.082|Likes: 32Publicado porWilber Hurtado TorresMore info:Published by: Wilber Hurtado Torres on May 01, 2012Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as DOC, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Agregar a la colecciónSee moreSee lesshttps://es.scribd.com/doc/92024650/Adicionales-de-Obra-Solicitar08/19/2013pdftextoriginalOBRASDIPLOMADO-UPAO
sean iguales o no superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato original. debe incluirse la utilidad del valor referencial multiplicado por el factor de relación y el Impuesto General a las Ventas correspondiente. el cual deberá remitirlo a la Entidad en un plazo de diez (10) días. con los gastos generales fijos y variables del valor referencial multiplicado por el factor de relación..Obras adicionales menores al quince por ciento (15%) Sólo procederá la ejecución de obras adicionales cuando previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestario y la resolución del Titular de la Entidad y en los casos en que sus montos. los presupuestos adicionales de obra serán formulados con los precios del presupuesto referencial ajustados por el factor de relación y/o los precios pactados. la cual deberá realizarse con treinta (30) días de anticipación a la ejecución. en el caso de obras adicionales que por su carácter de emergencia. Entregar el desagregado por partidas que dio origen a su propuesta. Dentro de los diez (10) días siguientes de la anotación en el cuaderno de obra. La necesidad de tramitar y aprobar una prestación adicional de obra se inicia con la correspondiente anotación en el cuaderno de obra. WILBER HURTADO TORRES
. La Entidad cuenta con diez (10) días para emitir la resolución aprobatoria. sin perjuicio de la verificación que realizará la Entidad previo a la emisión de la resolución correspondiente. la autorización previa de la Entidad podrá realizarse mediante comunicación escrita a fin de que el inspector o supervisor pueda autorizar la ejecución de tales obras adicionales.OBRAS
5. cuya no ejecución pueda afectar el ambiente o poner en peligro a la población. Excepcionalmente. La demora de
ING. debe incluirse la utilidad del presupuesto ofertado y el Impuesto General a las Ventas correspondiente. en el caso de obras sujeto al sistema de suma alzada. ya sea por el contratista o el supervisor. Asimismo. los presupuestos adicionales de obra serán formulados con los precios del contrato y/o precios pactados y los gastos generales fijos y variables propios del adicional para lo cual deberá realizarse el análisis correspondiente teniendo como base o referencia los análisis de los gastos generales del presupuesto original contratado. sin la cual no podrá efectuarse pago alguno. En los contratos de obra a suma alzada. Asimismo. los trabajadores o a la integridad de la misma obra. el contratista deberá presentar al supervisor o inspector el presupuesto adicional de obra. TENER EN CUENTA LO SIGUIENTE Artículo 207º. En los contratos de obra a precios unitarios. restándole los presupuestos deductivos vinculados.
El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza mediante valorizaciones adicionales. De requerirse información complementaria. Artículo 208º – Prestaciones adicionales de obras mayores al quince por ciento (15%) Las prestaciones adicionales de obras cuyos montos. El referido plazo se computará a partir del día siguiente que la Entidad presenta la documentación sustentatoria correspondiente. la Entidad está autorizada para disponer la ejecución y/o pago de prestaciones adicionales de obra por los montos que hubiere solicitado. el cual deberá ser motivado en todos los casos. requieren previamente. La Contraloría General de la República contará con un plazo máximo de quince (15) días hábiles. para su ejecución y pago. la Contraloría General de la República hará conocer a la Entidad este requerimiento. luego de ser aprobadas por el Titular de la Entidad. Transcurrido este plazo. sin perjuicio del control posterior. WILBER HURTADO TORRES
. Cuando se apruebe la prestación adicional de obras. más el término de la distancia. El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza mediante valorizaciones adicionales. restándole los presupuestos deductivos vinculados. la autorización expresa de la Contraloría General de la República. En el caso de adicionales con carácter de emergencia la autorización de la Contraloría General de la República se emitirá previa al pago.OBRAS
la Entidad en emitir la resolución en los plazos señalados que autorice las prestaciones adicionales de obra podrá ser causal de ampliación de plazo.
ING. el contratista estará obligado a ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento. para emitir su pronunciamiento. bajo responsabilidad. sin que medie pronunciamiento de la Contraloría General de la República. La Entidad cuenta con cinco (5) días hábiles para cumplir con el requerimiento. Cuando se apruebe la prestación adicional de obras. en una sola oportunidad. a más tardar al quinto día hábil contado desde que se inició el plazo a que se refiere el párrafo precedente. el contratista estará obligado a ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento. En estos casos el plazo se interrumpe y se reinicia al día siguiente de la fecha de presentación de la documentación complementaria por parte de la Entidad a la Contraloría General de la República. superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato original.
-Los presupuestos adicionales de obra serán formulados con los precios del presupuesto referencia I ajustados por el factor de relación y/o los precios pactados.. Forma de cálculo de la incidencia acumulada del presupuesto adicional de obra respecto al contrato original
.-Los presupuestos adicionales de obra serán formulados con los precios unitarios del contrato y/o precios pactados y los gastos generales fijos y variables propios del adicional para lo cual deberá realizarse el análisis correspondiente ' teniendo como base o referencia los análisis de los gastos generales del presupuesto original contratado. debe incluirse la utilidad del presupuesto ofertado y el Impuesto General a las Ventas correspondiente. En caso que superen este límite se procederá a la resolución del contrato. sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder al proyectista. no siendo aplicable el último párrafo del artículo 209º. SEGÚN
Directiva "Control Previo Externo de las Prestaciones Adicionales de Obra" ANEXO . Formulación del presupuesto adicional de obra Los presupuestos adicionales de obra deberán formularse independientemente de los presupuestos deductivos y presupuestos deductivos vinculados que apruebe la entidad para la misma ejecución de obra. Asimismo. • Contratos de obra bajo el esquema mixto de suma alzada y precios unitarios. con los gastos generales fijos y variables del valor referencial multiplicado por el factor de relación. debe incluirse la utilidad del valor referencial multiplicado por el factor de relación y el Impuesto General a las Ventas correspondiente. 4. acorde al sistema de contratación de cada uno de los componentes. • Contratos de obra bajo él sistema a suma alzada. Asimismo. debiéndose convocar a un nuevo proceso por el saldo de obra por ejecutar.OBRAS
Las prestaciones adicionales de obra no podrán superar el cincuenta por ciento (50%) del monto del contrato original. se realiza según el sistema de contratación: • Contratos de obra bajo el sistema de precios unitarios.Los presupuestos adicionales de obra serán formulados en forma independiente.RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 196-2010-CG (La Resolución de la referencia se publicó en la edición del 23 de julio de 2010) DIRECTIVA N° 002-2010-CG/OEA CONTROL PREVIO EXTERNO DE LAS PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA
3. La valoración económica.
incluso aquellos con carácter de emergencia. considerará. 6. bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente. Para tal fin. WILBER HURTADO TORRES
. independientemente de su monto y necesidad de autorización previa y expresa de la CGR.Ley N° 27785. Control posterior a cargo del Sistema Nacional de Control i=n i=1
ING. tales como los recursos públicos destinados al pago de los presupuestos adicionales de obra. dicho resultado será dividido entre el monto del contrato original y multiplicado por 100. se sumarán algebraicamente los montos de todos los presupuestos adicionales de obra y presupuestos deductivos vinculados. y el presupuesto adicional en trámite.Ley N° 28716 y la presente directiva. de ser el caso. b) Deficiencias en el expediente técnico de la obra. de acuerdo a los artículos 6° y 7° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contratarla General de la República . MC = Monto del contrato original. 5. en lo aplicable. PA = Presupuestos adicionales de obra: incluye los presupuestos adicionales de obra aprobados previamente. de acuerdo a la siguiente fórmula: i=n i=1 MC l% = Porcentaje de incidencia acumulada de un presupuesto adicional. Control interno a cargo de la entidad Corresponde a las entidades ejecutoras de obra. Causales de procedencia de prestaciones adicionales de obra Las prestaciones adicionales de obra se originan sólo en los casos derivados de: a) Situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato.OBRAS
Para calcular el porcentaje de incidencia acumulada de un presupuesto adicional de obra respecto al monto del contrato original. los criterios establecidos en la Ley de Control Interno de las Entidades del Estado . PDV = Presupuestos deductivos vinculados: incluye los presupuestos deductivos vinculados aprobados previamente y el que se encuentra en trámite. las acciones de cautela previa. 7. respecto del contrato original. simultánea y de verificación posterior con la finalidad que la gestión de sus recursos.
2 Prestación adicional de obra que considera presupuestos deductivos vinculantes En el caso de una prestación adicional que considera presupuestos deductivos vinculados a éste. consideró los alcances de la autorización emitida en su oportunidad por la CGR.OBRAS
7. De la documentación adjunta a la solicitud de autorización previa de prestaciones adicionales de obra Para considerar que la solicitud de autorización previa de prestaciones adicionales de obra cuenta con la documentación completa. técnico y financiero.
Trujillo. materia del(de los) presupuesto(s) deductivo(s). el control posterior se orienta a evaluar la gestión. c) Copia de los folios del cuaderno de obra donde se evidencie el origen y ocurrencia de las obras sustituidas. detallado con sus respectivas planillas de metrados. antes de efectuar la liquidación del contrato correspondiente. se verificaré si la entidad. y el funcionario competente de la entidad incidiendo en la sustentación del origen de cada una de las partidas o ítems que conforman el(los) presupuesto(s) deductivo(s). WILBER HURTADO TORRES
. 11.2 En relación a los pagos que se efectúen derivados del presupuesto adicional de obra. deberá acompañarse la siguiente documentación: 11.1 En la ejecución de obras en las que se generan prestaciones adicionales. captación y uso de los recursos públicos en los aspectos administrativo. Abril del 2012
ING. según sea el caso. además de lo requerido en el numeral precedente. d) Informe técnico emitido por el inspector o supervisor de obra. como responsable del control interno institucional. 7. b) Presupuesto(s) deductivo(s) correspondiente(s). deberá acompañarse los siguientes documentos: a) Resolución aprobatoria del (de los) presupuesto(s) deductivo(s) respectivo(s).
Más de este usuarioTesis Agua Potable y Alcantarillado (Bchr Wilber y Liliana)Tesis Agua Potable y Alcantarillado (Bchr Wilber y Liliana)Calzaduras para edificacionesCalzaduras para edificacionesMetodo de CalzadurasMetodo de Calzaduras
RecomendadoInforme Tecnico Deductivo de Obra N° 01 - PAMPASSalomon Villafuerte ParedesInforme Técnico de Adicionales y Deductivos de ObraArnaldo Lener Benites CamposINFORME TÉCNICO DE ADICIONALES DE OBRAAlfredoPalaciosTinoc2.2 Presupuestos Deductivos y Adicionales xAlexander PalmaModelo de Cuaderno de ObraCarlos RoblesAnterior|PróximoPage 1 of 2Similar to Adicionales de Obra SolicitarInforme Tecnico Deductivo de Obra N° 01 - PAMPASInforme Tecnico Deductivo de Obra N° 01 - PAMPASInforme Técnico de Adicionales y Deductivos de ObraInforme Técnico de Adicionales y Deductivos de ObraINFORME TÉCNICO DE ADICIONALES DE OBRAINFORME TÉCNICO DE ADICIONALES DE OBRA2.2 Presupuestos Deductivos y Adicionales x2.2 Presupuestos Deductivos y Adicionales xModelo de Cuaderno de ObraModelo de Cuaderno de Obra

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 Artículo 207
 Artículo 208
 resolución 
 resolución 
 artículo 209
 Resolución 
 Resolución