Source: http://tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Sivistys_ja_kulttuurilautakunta/Kokous_2542019/Linnainmaan_paivakodin_perusparannuksen_(87773)
Timestamp: 2019-05-26 05:34:48+00:00

Document:
Linnainmaan päiväkodin perusparannuksen toteutussuunnitelman ja kohonneiden kustannusten hyväksyminen | Tampere esityslistat ja pöytäkirjat
Kokous 25.4.2019
Linnainmaan päiväkodin perusparannuksen toteutussuunnitelman ja kohonneiden kustannusten hyväksyminen
Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 25.4.2019
§ 62 Linnainmaan päiväkodin perusparannuksen toteutussuunnitelman ja kohonneiden kustannusten hyväksyminen
TRE:2740/10.03.06/2019
Kauppinen Jukka, Rakennuttamispäällikkö
Vähämaa Sinikka, Rakennuttajainsinööri
Rakennuttamispäällikkö Jukka Kauppinen, puh. 050 321 0355, hankeinsinööri Sinikka Vähämaa puh. 040 800 4929, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 4851059, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi Linnainmaan päiväkodin perusparannuksen tarveselvityksen 16.8.2017. Hankesuunnitelma on hyväksytty asunto- ja kiinteistölautakunnassa 13.12.2017. Toteutussuunnittelu on tehty hankesuunnitelman pohjalta. Toteutussuunnittelun edetessä hankkeen sisältö laajeni rakennuksen oletettua huonomman kunnon vuoksi. Hankesuunnitelmasta poiketen alapohja ja maanpaineseinien ja sokkelien ulkokuoret on purettava ja kostuneet eristeet vaihdettava. Toteutussuunnitteluvaiheen muutosten kustannusvaikutus on noin 750.000,00 €. Hankesuunnitelman kustannusarvio oli 4.150.000,00 € ja toteutussuunnitelman 4.900.000,00 €.
Päiväkotirakennuksessa on perusparannuksen jälkeen tilat kahdeksalle 20 lapsen ryhmälle eli 160 päiväkotilapselle ja avoimelle varhaiskasvatukselle noin 20 lapselle. Lisäksi rakennukseen tehdään uudet tilat Pirkanmaan Voimia Oy:lle. Liikuntasali sekä kerhotilat ovat rajattavissa muista tiloista iltakäyttöä varten.
Arkkitehtisuunnitelmat on laatinut Arkkitehtitoimisto Tilatakomo Oy, joka on toiminut myös hankkeen pääsuunnittelijana. Pohjarakennesuunnittelusta on vastannut Taratest Oy, LVIA-suunnittelusta Sweco Talotekniikka Oy, sähkösuunnittelusta Alten Finland Oy ja rakennesuunnittelusta Sweco Rakennetekniikka Oy.
Hankkeen rakennuttamisesta on vastannut 31.12.2017 saakka Tampereen Tilakeskus Liikelaitos ja 1.1.2018 alkaen Tampereen Tilapalvelut Oy. Projektipäällikkönä on toiminut Sinikka Vähämaa. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa toukokuussa 2019 ja rakennuksen on määrä valmistua lokakuussa 2020 siten, että rakennus on otettavissa käyttöön joulukuun alussa 2020.
Rakennus- ja talotekniikkaurakat kilpailutettiin kansallisen hankintamenettelyn mukaisina avoimina hankintakyselyinä helmi-maaliskuussa 2019. Hinnaltaan halvimman hyväksyttävän tarjouksen rakennustöistä teki Rakennustoimisto Hato Oy, IV-töistä ESP Tekniikka Oy, putkitöistä Bravida Finland Oy ja sähkötöistä Epilän Sähkökone Oy.
Tampereen Tilapalvelut Oy jatkaa kaupungin ja yhtiön välisen palvelu- ja yhteistyösopimuksen perusteella Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen tuottamaa palveluliiketoimintaa 1.1.2018 alkaen. Hankkeen rakennuttamisesta ja valvonnasta laaditaan osapuolten kesken toteutussopimus.
Kuosmanen Taru, Johtaja
Linnainmaan päiväkodin perusparannus -hankkeen toteutussuunnitelma ja kohonneet kustannukset hyväksytään.
Koordinaattori Elina Kalliohaka ja hankeinsinööri Sinikka Vähämaa olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.
Esittelijä teki korjauksen perustelutekstin ensimmäiseen kappaleeseen, hankesuunnitelman kustannusarvio 4.510.000,00 € muutettiin muotoon 4.150.000,00 €. Puheenjohtaja totesi näin korjatun esityksen toimivan asian käsittelyn pohjana.
Elina Kalliohaka, Petri Mölsä, Jukka Kauppinen, Sinikka Vähämaa, Jani Knuuttila, Niko Suoniemi, Kristiina Järvelä, Pia Mikkola, Tommi Järventausta, sisäinen tarkastus
Sikula 25.4.2019 Linnainmaan päiväkodin perusparannuksen toteutussuunnitelma.pdf (pdf, 1552 kt)
Kuuntele Sikula 25.4.2019 Linnainmaan päiväkodin perusparannuksen toteutussuunnitelma.pdf
§ 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 57 Läsnäolo- ja puheoikeudet
§ 58 Pöytäkirjan tarkastus
§ 59 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia)
§ 60 Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019) (yhteistoiminta-alueen asia)
§ 61 Messukylän koulun perusparannuksen tarveselvitys
§ 63 Pispalan koulun väistötilan aikaiset koulukuljetusetuudet
§ 64 Päätöksen asiavirheen korjaaminen koskien kielten opetuksen varhentamista kasvatus- ja opetuspalveluissa
§ 65 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan edustajan nimeäminen valtakunnallisille museopäiville ja Suomen museoliiton 96. vuosikokoukseen
§ 66 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan edustajan nimeäminen valtakunnallisille Kotiseutupäiville
§ 67 Tampereen Kristillisen koulun vanhempainyhdistys ry:n oikaisuvaatimus vanhempainyhdistysten toiminta-avustuspäätökseen
§ 68 Torvikopla ry:n oikaisuvaatimus kulttuuriharrastusyhdistysten toiminta-avustuspäätökseen
§ 69 CSSA Tampere ry:n oikaisuvaatimus kulttuuriharrastusyhdistysten toiminta-avustuspäätökseen
§ 70 Kulttuuriosuuskunta TRELMUn oikaisuvaatimus kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustuspäätökseen
§ 71 Ahjolan Tanhuajat ry:n oikaisuvaatimus kulttuuriharrastusyhdistysten toiminta-avustuspäätökseen
§ 72 Tampereen Kokoomusopiskelijat ry:n oikaisuvaatimus nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämisen toiminta-avustuspäätökseen
§ 73 Tampereen Opiskelevat Keskustalaiset ry:n oikaisuvaatimus nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämisen toiminta-avustuspäätökseen
§ 74 Tampereen Sisu ry:n Veteraanijaosto Sisukkaiden oikaisuvaatimus liikuntapalvelujen toiminta-avustuspäätökseen
§ 75 Ei julkinen
§ 76 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia)
§ 77 Pispalan koulun peruskorjaus ja siihen liittyvä väistötila osana kouluverkkosuunnitelmaa (lisäpykälä)

References: § 62

§ 56

§ 57

§ 58

§ 59

§ 60

§ 61

§ 63

§ 64

§ 65

§ 66

§ 67

§ 68

§ 69

§ 70

§ 71

§ 72

§ 73

§ 74

§ 75

§ 76

§ 77