Source: http://dynasty.pyhajoki.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017370-25
Timestamp: 2017-11-20 07:51:16+00:00

Document:
Pöytäkirja 11.09.2017/Pykälä 347
Vuokrasopimus Pyhäjoen kunta / Maheva Oy (tontti nro 5) / Jatkoaikahakemus rakentamisvelvoitteeseen / Liite vuokrasopimukseen / Jatkoaikahakemus rakentamisvelvoitteeseen
119/10.00.02/2013
Khall 15.10.2012 § 303
Pyhäjoen kunta ja Maheva Oy ovat neuvotelleet liitteenä olevan vuokrasopimuksen (tontti nro 5).
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan vuokrasopimuksen.
Khall 13.10.2014 § 312
Maheva Oy hakee 26.9.2014 päivätyllä kirjeellään Pyhäjoen kunnalta vuokraamalleen teollisuustontille (kortteli 706, tontti nro 5) rakentamisvelvoitteen jatkoaikaa kahdeksi vuodeksi. Kirje liitteenä.
Kunnanhallitus myöntää vuokrasopimuksen nojalla jatkoaikaa rakentamisvelvoitteeseen 30.10.2016 saakka.
Khall 11.01.2016 § 28
Pyhäjoen kunta ja Maheva Oy ovat neuvotelleet muutoksen vuokrasopimukseen.
Maheva Oy ja Jake Rakennus Bygg Oy / perustettavan yhtiön lukuun kirjoittavat 8.1.2016:
"Vuokrasopimuksien siirtopyyntö Pyhäjoen kunnalle
Maheva Oy, 0660940-7
c/o Corbel Oy
Jake Rakennus Bygg Oy, 1828663-3 (Perustettavan yhtiön lukuun)
Havutie 3, 68600 Pietarsaari
Maheva Oy pyytää Pyhäjoen kuntaa siirtämään Pyhäjoen kunnan Ollinmäen yrityskylän korttelin 706 teollisuustonttia nro 5, Katajankaari 1 sekä korttelin 706 teollisuustonttia nro 1, Kuusiväylä 3 koskevat vuokrasopimukset kaikkine ehtoineen Jake Rakennus Bygg Oy:lle, myöhemmin perustettavan yhtiön lukuun.
Vuokrasopimuksien vuokrakausi on alkanut 1.11.2012, sopimukset ovat tämän asiakirjan liitteinä.
Oulussa 8.1.2016
MAHEVA OY
Anna-Riitta Pesonen
Pietarsaaressa 8.1.2016
JAKE RAKENNUS BYGG OY / Perustettavan yhtiön lukuun
Jonny Asplund Johan Asplund
kehitysjohtaja Toimitusjohtaja"
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan muutoksen vuokrasopimukseen.
Khall 31.10.2016 § 422
Jake Rakennus Bygg Oy kirjoittaa 26.10.2016:
"Pyhäjoen kunta
Kunnanhallituksen päätöksellä 11.1.2016 § 28 Maheva Oy:n vuokrasopimus on siirretty Jake Rakennus Bygg Oy:lle. Pyhäjoen kunnan Ollinmäen yrityskylän korttelin 706, tontteihin 1 ja 5 on rakentamisvelvoite 30.10.2016 saakka (kts myös Khall 13.10.2014 § 312). Tontille 1 ja 5 on haettu ja myönnetty kuntapoikkeama Khall 22.2.2016 § 78 ja Khall 11.4.2016 § 150 päätöksien perusteella.
Jake Rakennus Bygg Oy on aktiivisesti 2016 vuoden alusta tehnyt myyntityötä ja päivittänyt alkuperäisen (18.1.2016) liiketoimintasuunnitelma koskien Ollinmäen liikekeskus hanketta. Hankkeen realistinen aikataulu seuraa ennen kaikkea ydinvoimala projektin varsinaista rakennuslupaa päätöstä ja aikataulua sekä voimalaprojektin muihin rakentamispäätöksiin. Erityisesti 2016 kesän jälkeen olemme käyneet useamman tahon kanssa (vuokralaisehdokkaita) myötävaikutteisia keskusteluja. Parasta aikaa neuvotellaan mm. seuraavien toimijoiden kanssa; tekninen kauppa, kuntosali yrittäjiä, kahvila ja ravintola yrittäjiä, suunnittelutoimistoja sekä päivittäistavarakauppa toimijan kanssa.
Päivitetty aikataulusuunnitelma (tiivistelmä)
Vaihe 1 (n 1800 m2 + valmius n 600 m2 toimistotilaan toisessa kerroksessa):
- 10/2016 - 5/2017
* kiinteistöyhtiön omistus- ja rahoitusrakenteen sopimista
* vuokrasopimuksien solmiminen
* virallinen rakentamispäätös
* ARK suunnittelu rakennuslupahakemusta varten
- 03-06/2017 rakennusluvan jättö
- 5/2017 rakentaminen alkaa (aikaisintaan)
- 10/2017 rakentaminen alkaa (viimeistään)
- 3-4/2018 liikekeskuksen avaaminen (tavoite on yhtäaikaisesti ST1 kanssa)
Vaihe 2-3 (n 1000 + 600 m2)
- 2017-2018 talvella vuokrasopimukset ja suunnittelu
- 2018 syksyllä rakentaminen alkaa
- 2019-2020 valmistuu
Edellä olevaan viitaten anommekin Pyhäjoen kunnanhallitukselta jatkoaikaa hankkeen rakentamisvelvoitteeseen aloittamiselle 30.04.2018 saakka.
Johan Asplund Jonny Asplund
Toimitusjohtaja "
Kunnanhallitus myöntää vuokrasopimuksen nojalla jatkoaikaa rakentamisvelvoitteeseen 30.6.2017 saakka.
Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen jäsen Eija Flink esitti, että jatkoaikaa ei myönnetä.
Eija Flink jätti päätökseen eriävän mielipiteen.
Khall 11.09.2017 § 347
Jake Rakennus Bygg Oy kirjoittaa 31.8.2017:
"Kunnanhallituksen päätöksellä 31.10.2016 § 422 Kunnan hallitus on myöntänyt vuokrasopimuksen nojalla jatkoaikaa rakentamisvelvoitteeseen 30.6.017 saakka.
Jake Rakennus Bygg Oy on aktiivisesti 2016 vuoden alusta tehnyt myyntityötä joka edelleen jatkuu liiketoimintasuunnitelman mukaisesti koskien Ollinmäen liikekeskus hanketta. Keväällä 2017 ja kesän jälkeen olemme käyneet useamman uuden tahon kanssa (vuokralaisehdokkaita) myötävaikutteisia keskusteluja. Alustavia (suullisia) sopimuksia on tehty seuraavien toimijoiden kanssa; tekninen kauppa, kuntosali yrittäjiä, kahvila ja ravintola yrittäjiä sekä suunnittelutoimistoja.
Vaihe 1 (n 1200 m2 + valmius n 600 m2 toimistotilaan toisessa kerroksessa):
kiinteistöyhtiön omistus- ja rahoitusrakenteen sopimista
vuokrasopimuksien solminta
virallinen rakentamispäätös
ARK suunnittelu rakennuslupahakemusta varten
02-04/2018 rakennusluvan jättö
4-5/2018 rakentaminen alkaa (aikaisintaan)
10/2018 rakentaminen alkaa (viimeistään)
8/2018 liikekeskuksen avaaminen, aikaisintaan (tavoite on yhtäaikaisesti ST1:kanssa)
2-3/2019 liikekeskuksen avaaminen, viimeistään
Vaihe 2-3 (n 1600 + 600m2):
2018-2019 talvella vuokrasopimukset ja suunnittelu
2019 syksyllä rakentaminen alkaa
202-2022 valmistuu
Edellä olevaan viitaten anommekin Pyhäjoen kunnanhallitukselta jatkoaikaa hankkeen rakentamisvelvoitteeseen aloittamiselle 31.12.2018 saakka.
Kunnanhallitus myöntää jatkoaikaa rakentamisvelvoitteeseen 31.12.2018 saakka.

References: § 303
 § 312
 § 28
 § 422
 § 28
 § 312
 § 78
 § 150
 § 347
 § 422