Source: http://docplayer.cz/4698868-Zadavani-verejnych-zakazek-v-roce-2014.html
Timestamp: 2018-10-18 06:30:29+00:00

Document:
Zadávání veřejných zakázek v roce PDF
Download "Zadávání veřejných zakázek v roce 2014"
1 Zadávání veřejných zakázek v roce 2014 Hradec Králové, hotel Černigov, Mgr. Jan Lašmanský, LLM., advokát
2 Obsah přednášky 1. Transparentní novela 2. Technická novela 3. Nové zadávací směrnice EU 4. Sčítání souvisejících plnění a dělení předmětu VZ 5. Kvalifikační předpoklady omezující soutěž 6. Vysvětlování rozporů nabídky 7. Mimořádně nízká nabídková cena 8. Problematika víceprací 9. Jednací řízení s uveřejněním 10. Diskuze
3 1. Transparentní novela
4 Změny u veřejných zadavatelů nižší finanční limity, u nichž musí postupovat podle zákona povinné předběžné oznámení odůvodnění veřejné zakázky změny v kvalifikaci zrušení ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, zrušení certifikátů zrušení omezení počtu zájemců na základě kritérií kvalifikace institut významné veřejné zakázky (hodnotitelé) institut osoby se zvláštní způsobilostí zveřejnění smluv, skutečně uhrazených cen a seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele
5 Změny u sektorových zadavatelů omezení počtu zájemců zrušeno losování musí mít zřízený profil zveřejnění ZD, KD, dodatečných informací 85/4 nově i zveřejnění písemné zprávy na profilu 33 VZ se zvláště složitým předmětem plnění zadavatel nemusí zveřejňovat textovou část zadávací dokumentace na profilu, cílem jednání může být nalezení i více vhodných řešení 42 - lhůty novelizovaná úprava možnosti zkrácení lhůt 44/11 - odkazy na obchodní názvy připuštěny u zakázek uzavřených na základě rámcové smlouvy nemusí rušit zadávací řízení v případě podání/ponechání jediné nabídky, pokud postupuje v jednacím řízení s uveřejněním odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení zkrácena lhůta
6 Nejdůležitější změny v kvalifikaci základní kvalifikace vypuštěny seznamy přesun do povinných náležitostí nabídky spolu s prohlášením o absenci zakázaných dohod, připuštěna možnost doplnění zrušení ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů nahrazeno čestným prohlášením o ekonomické a finanční způsobilosti (veřejní zadavatelé) zrušení možnosti požadovat certifikát ISO/EMAS u technických kvalifikačních předpokladů (veřejní zadavatelé) v případě stavebních zakázek možné žádat referenční zakázky pouze s poloviční hodnotou nový způsob prokázání referenčních zakázek nestačí čestné prohlášení! Nelze-li od soukromého objednatele získat osvědčení - dodavatel předkládá smlouvu s tímto objednatelem a doklad o uskutečnění plnění
7 Změny v kvalifikaci praktické dopady Kdo předkládá prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti v případě podání společné nabídky? Kdo předkládá čestná prohlášení dle 68 odst. 3 v případě podání společné nabídky? Může veřejný zadavatel požadavky na prokázání finanční způsobilosti požadovat v jiných podmínkách zadání, např. po vybraném uchazeči před uzavřením smlouvy? Může veřejný zadavatel vyžadovat pojistnou smlouvu jako zvláštní podmínku na plnění veřejné zakázky? Může veřejný zadavatel vyžadovat předložení certifikátů ISO jako zvláštní podmínku na plnění veřejné zakázky?
8 Nejdůležitější změny v kvalifikaci zákaz předpokladů, které podstatně omezují hospodářskou soutěž a mohou být nahrazeny smluvními podmínkami zpřesněny požadavky na obsah protokolu o posouzení kvalifikace o název dokladu, kterým je prokazována technická kvalifikace o osoba, která jej vydala o datum o u referencí označení jejich předmětu o identifikace subdodavatele prokazujícího kvalifikaci + smlouva o označení dodatečně doložených dokladů vracení vzorků lze alternativně uhradit jejich hodnotu
9 Poskytování zadávací dokumentace - 48 v případě otevřeného, užšího, jednacího řízení s uveřejněním, ZPŘ o o o o alespoň textová část uveřejněna na profilu zadavatele ode dne uveřejnění oznámení min. do konce lhůty pro podání nabídek platí i pro dvoustupňová řízení (užší/jednací)? zahrnuje textová část i tabulky v excelu, texty v PD? zbývající část ZD zadavatel odešle do 3 pracovních dnů od doručení žádosti (do 2 pracovních dnů v ZPŘ) úhradu nákladů za poskytnutí ZD lze požadovat jen za část, která nebyla zveřejněna na profilu zadavatele
10 Poskytování dodatečných informací - 49 Žádost o dodatečné informace dodavatel: o opětovně zavedena nejzazší lhůta pro doručení nejpozději 6 pracovních dnů před koncem lhůty pro podání nabídek (5 v podlimitním užším řízení a zjednodušeném podlimitním řízení) Poskytnutí dodatečných informací zadavatel: o o zkrácení lhůty pro odeslání dodatečných informací z 5 na 4 pracovní dny (resp. 3 v podlimitním užším a zjednodušeném podlimitním řízení) uveřejnění dodatečných informací včetně přesného znění žádosti vždy i na profilu zadavatele
11 Obsah nabídky Nové povinné součásti nabídek ( 68/3): seznam statutárních orgánů pracujících v posledních 3 letech u zadavatele seznam akcionářů nad 10 % prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (tzv. bid rigging) v případě prokázání opaku bude uchazeč sankcionován pokutou podle ZOHS a zapsáním na black-list podle ZVZ Hodnotící komise může požádat o doplnění těchto dokladů - 76/3 o nedoplní-li uchazeč doklady do 3 pracovních dnů od doručení žádosti (nestanoví-li komise lhůtu delší), komise nabídku vyřadí o na žádost uchazeče může hodnotící komise lhůtu pro doplnění prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout
12 Otevírání obálek - 71 KDY OTEVÍRAT? ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek X se zák. 89/2012 Sb., novým občanským zákoníkem (NOZ), další (problematické) výklady ihned doba do pěti dnů ( 1959 písm. e) NOZ) CO SDĚLOVAT? vedle nabídkové ceny i informace o hodnotách všech číselně vyjádřitelných kritérií CO KONTROLOVAT? pouze jazyk a podepsaný návrh smlouvy vypuštěna kontrola úplnosti CO S JEDINOU NABÍDKOU? je-li podána pouze jedna nabídka, neotevírá se
13 Co vše se uveřejňuje na PROFILU zadavatele? odůvodnění veřejné zakázky (veřejný zadavatel) (do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení nebo od odeslání výzvy) textová část ZD - 48/1 (ode dne uveřejnění oznámení či výzvy) dodatečné informace k zadávacím podmínkám - 49 ve zjednodušeném podlimitním řízení (veřejný zadavatel): o písemná výzva - po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek - 38 o potřebné informace o umožnění prohlídky místa plnění - 49/5 o o rozhodnutí o vyloučení uchazeče - 60/2 (pokud si zadavatel vyhradí) oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - 81/3 (pokud si zadavatel vyhradí) uveřejnění ex post: o písemná zpráva zadavatele - 85 o smlouva uzavřená na VZ včetně všech jejích změn a dodatků (veřejný zadavatel) o výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ (veřejný zadavatel) o seznam subdodavatelů dodavatele (veřejný zadavatel)
14 2. Technická novela
15 Technická novela Důvody novely: zmírnění transparentních opatření změny vyvolané praxí Schvalovací proces: předložen návrh Senátu ve formě zákonného opatření návrh schválen ve znění pozměňovacích návrhů Senátu novela vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 341/2013 Sb.; podmínkou platnosti bylo schválení zákonného opatření nově zvolenou Poslaneckou sněmovnou (PS) na její první schůzi (čl. 33 Ústavy) PS novelu schválila dne účinnost novely: bude další novela k ??
16 Oblasti změn Finanční limity Osoby se zvláštní způsobilostí, osoby s odbornou způsobilostí Zveřejňování zadávací dokumentace Doplňování kvalifikace Otevírání obálek s nabídkami Pravidlo zrušení ZŘ při podání/ponechání jedné nabídky Hodnotitelé Nahlížení do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek Předběžné oznamování zadávacích řízení po předchozím zrušení Elektronické aukce na dodávky Úprava zveřejňování smluv Odůvodnění státních významných zakázek Změny v řízení před ÚOHS
17 Finanční limity Dosavadní právní úprava: 12 odst. 2 a 3 limit 1 mil. Kč bez DPH, jako hranice mezi VZMR a podlimitní VZ se měl od vztahovat také na veřejné zakázky na stavební práce Navrhovaná změna původní: Zachovat stávající limity, tj.: o 1 mil. Kč bez DPH pro dodávky a služby o 3 mil. Kč bez DPH pro stavební práce Schválená změna: Zvýšení finanční limitů (resp. obnova původních), tj. o 2 mil. Kč bez DPH pro dodávky a služby o 6 mil. Kč bez DPH pro stavební práce
18 Osoby se zvláštní a odbornou způsobilostí Dosavadní právní úprava: 17 písm. v) osobou se zvláštní způsobilostí se rozumí osoba, která je v pracovněprávním vztahu k veřejnému zadavateli a absolvovala vzdělávací program 151a program vzdělávání v oblasti postupů podle ZVZ a základních investičních a nákupních dovedností zajištěný MMR 44 odst. 12 osoba se zvláštní způsobilostí se od měla vyjadřovat k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky zadávané veřejným zadavatelem (+ u stavebních zakázek také osoba s odbornou způsobilostí) 74 odst. 5 osoba se zvláštní způsobilostí měla být od členem hodnotící komise u nadlimitních zakázek (+ u nadlimitních stavebních zakázek také osoba s odbornou způsobilostí) Schválená změna: 17 písm. v), 151a a 44 odst. 12 se ruší 74 odst. 5 členem hodnotící komise musí být u nadlimitních zakázek na stavební práce autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik
19 Zveřejňování zadávací dokumentace Dosavadní právní úprava: 48 odst. 1 zadavatel musí ve všech zadávacích řízeních (s výjimkou 33 u sektorového zadavatele) uveřejnit na profilu alespoň textovou část zadávací dokumentace, a to ode dne uveřejnění oznámení zadávacího řízení nebo výzvy v ZPŘ Schválená změna: 48 odst. 1 doplněno: nebo ode dne odeslání výzvy k podání nabídek v užším řízení nebo jednacím řízení s uveřejněním v užším řízení a jednacím řízení s uveřejněním lze textovou část zadávací dokumentace zveřejnit na profilu zadavatele až ke dni odeslání výzvy k podání nabídek, nikoliv ke dni uveřejnění oznámení užšího/jednacího řízení
20 Doplňování kvalifikace Dosavadní právní úprava: 59 odst. 4 skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musejí nastat ve lhůtě podle 52, tj. ve lhůtě pro podání nabídek/žádostí o účast ALE: aktuální rozhodnutí ÚOHS: S141/2013 ÚOHS shledal neoprávněným vyloučení uchazeče pro nesplnění kvalifikace v rámci dodatečného prokazování kvalifikace, a to konkrétně ve vztahu k výpisu z rejstříku trestů právnických osob Schválená změna: 59 odst. 4 skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace mohou nastat po lhůtě podle 52 splnění kvalifikace může z doplněných dokladů vyplývat i po lhůtě pro podání nabídek/žádostí o účast, tj. ve lhůtě stanovené zadavatelem pro doplnění kvalifikace
21 Otevírání obálek s nabídkami Dosavadní právní úprava: 71 odst. 5 nebyla-li informace o termínu otevírání obálek součástí zadávacích podmínek, zadavatel vyrozumí písemně uchazeče o termínu otevírání obálek nejméně 5 pracovních dnů před otevíráním obálek Schválená změna: 71 odst. 5 se ruší pro nadbytečnost, musí-li být podle 71 odst. 4 ZVZ otevírání obálek zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek
22 Zrušení ZŘ v případě jedné nabídky Dosavadní právní úprava: 71 odst. 6 obdrží-li zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek pouze 1 nabídku, obálka se neotevírá; o této skutečnosti zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče To neplatí, pokud zadavatel postupuje podle 22 odst. 3 a 4, 23 odst. 4 až 8 a 10 nebo zadává veřejnou zakázku na základě rámcové smlouvy Schválená změna: 71 odst. 6 nová druhá věta: To neplatí, pokud zadavatel a) postupuje podle 22 odst. 3 a 4 nebo 23 odst. 4 až 8 a 10, b) zadává veřejnou zakázku na základě rámcové smlouvy nebo v dynamickém nákupním systému, nebo c) postupoval tak, že 1. zrušil předchozí ZŘ s obdobným předmětem podle 84 odst. 1 písm. e), 2. v oznámení o zahájení nového ZŘ identifikoval předchozí ZŘ, 3. v oznámení o zahájení nového ZŘ označil změny zadávacích podmínek. (4. zadávací podmínky nového ZŘ nezúžily okruh možných dodavatelů.) 84 odst. 1 písm. e) nový odkaz na výjimku z povinnosti zrušit ZŘ v případě jedné nabídky
23 Hodnotitelé Dosavadní právní úprava: 74 odst. 6 od složení hodnotící komise u státních významných státních zakázek + ministerstvo navrhne 2 členy a 2 náhradníky ze seznamu hodnotitelů, z nichž zadavatel vylosuje člena a náhradníka. Schválená změna: rozděleno do samostatných odstavců 74 odst. 6 u významných státních veřejných zakázek musí mít hodnotící komise alespoň 9 členů. Je-li to odůvodněno předmětem zakázky, musí mít nejméně 2/3 členů příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu zakázky. Hodnotící komisi ustanoví vláda na návrh ministra/jiné osoby/nadřízeného ministra 74 odst. 7 (nový) do hodnotící komise těchto VZ navrhne ministerstvo 2 členy a 2 náhradníky ze seznamu hodnotitelů. Zadavatel z navržených osob vylosuje člena a náhradníka toto ustanovení (oddělené z pův. odstavce 6) bude účinné až od odložení povinné účasti hodnotitele v hodnotící komisi významné státní zakázky
24 Nahlížení do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek Dosavadní právní úprava: 80 odst. 3 zadavatel je povinen umožnit do uzavření smlouvy všem uchazečům, jejichž nabídky byly předmětem hodnocení, na jejich žádost do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek nahlédnout a pořídit si z ní výpisy, kopie nebo její opisy Schválená změna: 80 odst. 3 zadavatel je povinen umožnit do uzavření smlouvy všem uchazečům, jejichž nabídky byly předmětem posouzení, na jejich žádost do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek nahlédnout a pořídit si z ní výpisy, kopie nebo její opisy o zlepšení postavení uchazečů, jejichž nabídky po posouzení jiných skutečností než kvalifikace nepostoupily do hodnocení
25 Zrušení zadávacího řízení X povinnost předběžně oznamovat Dosavadní právní úprava: 86 odst. 3 písm. d) povinnost předběžně oznamovat zadávací řízení se nevztahuje na případy, kdy zadavatel předchozí zadávací řízení s obdobným předmětem zrušil podle 84 odst. 1 písm. e) o výjimka se vztahovala jen na zrušení z důvodu jedné nabídky Schválená změna: 86 odst. 3 písm. d) ruší se odkaz na ust. 84 odst. 1 písm. e) na konci věty o výjimka z předběžného oznamování se bude vztahovat na všechny případy, kdy zadavatel zruší předchozí zadávací řízení s obdobným předmětem plnění o zrychlení zahájení nového zadávacího řízení
26 Elektronické aukce Dosavadní právní úprava: 96 odst. 5 veřejný zadavatel je povinen použít elektronickou aukci při zadání veřejné zakázky na dodávky zboží vymezeného prováděcím právním předpisem Schválená změna: 96 odst. 5 ruší se je ponecháno na vůli zadavatele, kdy elektronickou aukci použije
27 Zveřejňování smluv Dosavadní právní úprava: 147a odst. 2 zveřejnění smluv, včetně změn a dodatků, s výjimkou smluv na VZMR do ,- Kč bez DPH a výslovně stanovených výjimek písm. a), b) Schválená změna: 147a odst. 2 písm. c) povinnost zveřejnění se nevztahuje na o o smlouvy na plnění veřejné zakázky zadané na základě rámcové smlouvy nebo v dynamickém nákupním systému, jejichž cena nepřesáhne ,- Kč bez DPH upřesnění úpravy ve vztahu k dílčím smlouvám uzavíraným na základě rámcových smluv nebo d DNS
28 Odůvodnění veřejné zakázky Dosavadní právní úprava: 156 odst. 3 státní významné zakázky předložení odůvodnění veřejné zakázky spolu s odůvodněním stanovení předpokládané hodnoty ke schválení vládě + předložení oponentního odborného vyjádření zajištěného ministerstvem (schválení vládou je podmínkou zahájení zadávacího řízení) Schválená změna: Rozdělení do dvou samostatných odstavců o 156 odst. 3 Veřejný zadavatel podle 2 odst. 2 písm. a) a b) předloží odůvodnění veřejné zakázky podle odstavce 1 u významné veřejné zakázky společně s odůvodněním stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky ke schválení vládě. Schválení vládou je podmínkou pro zahájení zadávacího řízení. o 156 odst. 4 Podmínkou projednání odůvodnění veřejné zakázky uvedeného v odstavci 3 vládou je předložení oponentního vyjádření. Vypracování vyjádření zajišťuje ministerstvo. účinnost 156 odst. 4 odložena až k
29 Změny v řízení před ÚOHS povinnosti spojené s návrhem Dosavadní právní úprava: 114 odst. 6 zadavatel je povinen zaslat Úřadu vyjádření k návrhu do 7 dnů od doručení návrhu 114 odst. 7 lhůta pro vydání rozhodnutí počíná běžet od okamžiku doručení vyjádření Schválená změna: 114 odst. 6 zadavatel je povinen zaslat Úřadu vyjádření k návrhu a dokumentaci o veřejné zakázce/soutěži o návrh do 10 kalendářních dnů od doručení návrhu 114 odst. 7 Lhůta pro vydání rozhodnutí počíná běžet od okamžiku doručení vyjádření a dokumentace o veřejné zakázce, soutěži o návrh, popř. kopie smlouvy na veřejnou zakázku. Lhůta pro vydání rozhodnutí však nezačne běžet dříve, než současně dojde k odstranění nedostatků návrhu, složení kauce podle 115 a poskytnutí jistoty, pokud tato povinnost vznikla podle 67 odst. 4.
30 Změny v řízení před ÚOHS podklady v elektronické podobě Schválená změna: nový 114 odst. 8 o vyjádření k obdrženému návrhu, zadávací podmínky vyjma netextové části zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh, popř. dodatečné informace k zadávacím podmínkám, které zadavatel poskytl podle 49, je zadavatel povinen zaslat Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem obligatorní forma zasílání vyjádření + textové části zadávací dokumentace, včetně dodatečných informací nový 114 odst. 9 o části dokumentace o veřejné zakázce nebo soutěži o návrh neuvedené v odstavci 8 a netextovou část zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh je zadavatel povinen zaslat Úřadu v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem zbývající části dokumentace - fakultativně
31 Změny v řízení před ÚOHS nový správní delikt a sankce Schválená změna: nový 120 odst. 1 písm. h) o Zadavatel se dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle 114 odst. 6, 8 nebo 9 nový 120 odst. 2 písm. c) o za správní delikt se uloží pokuta do Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. h)
32 Změny v řízení před ÚOHS nahlížení do spisu Schválená změna: nový 117b o z nahlížení do spisu jsou vyloučeny nabídky dodavatelů. Je-li nabídka dodavatele nebo její část podkladem pro vydání rozhodnutí, provede se jako důkaz podle správního řádu ochrana oprávněných zájmů dodavatelů v soutěžním prostředí, tj. i informací nespadajících přímo pod obchodní tajemství
33 3. Nové zadávací směrnice EU
34 Nové zadávací směrnice EU Evropská Komise předložila na konci roku 2011 Evropskému Parlamentu a Radě návrh nových zadávacích směrnic KOM(2011)0896 a KOM(2011)0895 návrh směrnice o zadávání veřejných zakázek nahrazující směrnici 2004/18/ES návrh nové směrnice o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb nahrazující směrnici 2004/17/ES návrh zcela nové směrnice o zadávání koncesí KOM(2011)0897 Legislativní postup: návrhy byly projednány v Evropském parlamentu ( ) a v Radě ( ) původní předpokládaná lhůta pro transpozici - do , nyní 24 měsíců od schválení (předpoklad jaro 2016) předpokládána velká reforma VZ po schválení zadávacích směrnic
35 Směrnice výčet hlavních změn (1/4) Doplnění základních principů VZ o čl. 18 Směrnice o zásada přiměřenosti Inovační partnerství o čl. 31 Směrnice o zavedení nového druhu ZŘ Zvedení definice Náklady životního cyklu o čl. 68 Směrnice o dosud vymezeno v 17 písm. t) ZVZ
36 Směrnice výčet hlavních změn (2/4) Zvláštní ustanovení pro tzv. in-house výjimky o čl. 12 Směrnice (dosud v 18 odst. 1 písm. e) ZVZ) o min. 80 % činností ovládané osoby ve prospěch veřejného zadavatele Elektronizace zadávání o čl. 22 Směrnice o elektronická komunikace se zadavatelem, elektronické podání nabídek, atd. Zvláštní důvody pro vyloučení ze zadávacího řízení o např. jednání zakládající skutkovou podstatu hospodářských trestných činů a vážné profesní pochybení dodavatele (čl. 57 Směrnice)
37 Směrnice výčet hlavních změn (3/4) Předběžné tržní konzultace: o čl. 40 Směrnice o cílem je připravit zadávání veřejné zakázky a informovat o požadavcích ZŘ o možnost odborného poradenství při dodržení zásad a ochrany soutěže Zkrácení lhůt pro podání žádostí o účast/nabídek: o OŘ: pův. 52 dnů, nyní 35 dnů o UŘ: pův. 37dnů/40 dnů, nyní 30 dnů pro podání žádostí o účast i nabídek Omezování počtu: o směrnice opět počítá s možností omezování počtu zájemců (čl. 65)
38 Směrnice výčet hlavních změn (4/4) Změny uzavřené smlouvy (čl. 72 Směrnice) o Změnové klauzule (opce) o Dodatečné nezbytné plnění - max. 50% změny hodnoty (bez nepředvídatelnosti ), uveřejnění o Změna v důsledku nepředvídatelných okolností náležitá péče, max. 50%, uveřejnění o Změna dodavatele v důsledku opce, nástupnictví resp. restrukturalizace o Nepodstatné změny (test Pressetext ) o De minimis (15% u stavebních prací, 10% u dodávek a služeb; pod fin. limity) Nesmí měnit celkovou povahu veřejné zakázky Nevyžaduje (nepředstavuje) nové zadání v ZŘ není nutné JŘBU
39 4. Sčítání souvisejících plnění a dělení předmětu veřejné zakázky
40 Pravidlo sčítání souvisejících plnění 13/8 ZVZ - povinnost sčítat obdobné, spolu související dodávky či služby v průběhu účetního období výjimka z tohoto pravidla kdy se uplatní? o jednotková cena je v průběhu účetního období proměnlivá o zadavatel pořizuje plnění opakovaně o plnění pořizuje podle svých aktuálních potřeb o povinnost dodržet základní zásady POZOR! jsou-li potřeby předvídatelné, může jít o dělení předmětu VZ! POZOR na sčítání běžného a specifického plnění! o v rozporu se základními zásadami vede k omezení okruhu možných dodavatelů
41 Sčítání souvisejících plnění ROZHODNUTÍ Rozhodnutí ÚOHS: S 42/2011 Nákup letenek Univerzita uzavřela smlouvu s agenturou ASIANA na nákup letenek Celkový objem zakoupených letenek za jeden rok: tis Kč Univerzita: o jedná se o nahodilé nákupy jednotlivých letenek na základě aktuální potřeby o Asiana je pouze zprostředkovatel, hodnotu zakázky pro ASIANA tvoří pouze provize ÚOHS: o nejedná se o zprostředkování, nýbrž o vztah dodavatele a subdodavatele o protože se jednalo o jedinou smlouvu, nemohlo jít o jednotlivé nákupy
42 Sčítání souvisejících plnění - ROZHODNUTÍ Rozsudek KS v Brně 62 Af 7/ NSS 2 Afs 59/2010 dodávky léčiv a zdravotnického materiálu Rozhodnutí ÚOHS S497/2010 nákup ponožek Rozhodnutí ÚOHS S150/ R326/2012 dodávky speciálních zdravotnických přístrojů Rozhodnutí ÚOHS S357/ R317/2012 zdravotnický materiál, přístroje a zařízení Závěr: spojí-li zadavatel běžné plnění se specifickým a v důsledku toho dojde k omezení okruhu dodavatelů, může se dopouštět skryté diskriminace s odkazem na 6 ZVZ je vhodné nesourodá plnění zadávat v samostatných veřejných zakázkách
43 Dělení předmětu veřejné zakázky Zadavatel nesmí rozdělit předmět VZ: pokud by tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod stanovené finanční limity Rozpoznávací kritéria: místní, časová, věcná souvislost/funkční celek záměr zadavatele (předvídatelnost plnění) okruh potenciálních dodavatelů Návrhy řešení v závislosti na konkrétní situaci: rozdělení VZ na několik částí a jejich dobrovolné zadání v přísnějším režimu, který odpovídá součtu jednotlivých plnění zadání VZ rozdělené na části - 98 výhrada opčního práva vhodná úprava smluvních podmínek odkládací/rozvazovací podmínky
44 Dělení předmětu veřejné zakázky - ROZHODNUTÍ Rozhodnutí ÚOHS S157/ R275/2012 Nemocnice na Bulovce o Zadavatel uzavřel několik samostatných smluv na ostrahu objektu a na poskytování právních služeb bez zadávacího řízení, ačkoliv se jednalo o nadlimitní veřejné zakázky S354/ R264/2012 ČSSZ o Zadavatel uzavřel 4 samostatné smlouvy na pořízení docházkového systému, a to dle organizačního uspořádání svých pracovišť dle ÚOHS nelze administrativní rozdělení obhajovat problematickým způsobem financování Rozsudky soudů 7 Afs 24/2011 Lesy ČR 62 Af 33/ Afs 71/2011 Znojemské vinobraní
45 5. Kvalifikační předpoklady omezující soutěž
46 Zákaz diskriminačních předpokladů - 50/4 zákaz předpokladů, které podstatně omezují hospodářskou soutěž a mohou být nahrazeny smluvními podmínkami Co tato (nová) zásada znamená? o Pojistné smlouvy, bankovní záruky, uzavřené smlouvy se servisními středisky, smlouvy s vlastníky obaloven S556/2012, 62 Af 1/2011 smlouvu s obalovnou lze požadovat až od vybraného uchazeče V dotačních projektech považují poskytovatelé dotací za vysoce rizikové o předložení závazného příslibu bankovní záruky v nabídce (ne všichni dodavatelé mohou požadavek splnit, pokud se např. současně účastní více zakázek) o fakticky působí jako forma ekonomického kvalifikačního předpokladu o lze požadovat až od vybraného uchazeče ALE: S262/2013 ÚOHS předložení závazného příslibu bankovní záruky za řádné dokončení díla a za záruční opravy v nabídkách připustil
47 Odůvodněnost a přiměřenost kvalifikace S71/ R 246/2012 ÚOHS shledal legitimním požadavek na o funkční vzorky o provázanost odborníků na konkrétní zkušenosti o požadavek na výhradní licenci a zdrojové kódy ALE: S 340/2010 referenční zakázky ze stejného místa plnění S 84/ R 87/2010 vysoký objem referenčních zakázek + nepřiměřená délka praxe + nestandardní kombinace oborů + realizace zakázky pro zadavatele správce lesa
48 6. Vysvětlování rozporů nabídky
49 Posouzení obsahu nabídky rozporné údaje Rozsudek Krajského soudu v Brně 62 Af 50/2010 Předmět sporu: rozporné údaje o počtu kontaktních míst na několika místech nabídky (krycí list, nabídka, návrh smlouvy) ÚOHS: S 301/ R 12/2010 považoval za důvod pro vyřazení nabídky Krajský soud: lze vyjasnit zřejmé, lehce vysvětlitelné a odstranitelné chyby Aktuální rozhodnutí ÚOHS S356/2013 podle ÚOHS měl zadavatel požádat uchazeče o vysvětlení nejasnosti v nabídce týkající se součtu položek výkazu výměr, které uchazeč zaokrouhlil, a zrušil vyloučení uchazeče ALE: S415/2013 ÚOHS zadavateli vytkl, že uchazeče s rozpornými údaji v nabídkové ceně na různých místech nabídky vyzval k objasnění nejasností a ponechal jej v zadávacím řízení (zástupce uchazeče přítomný na otevírání obálek přitom rozpor nevytýkal) obdobně S729/ R119,120/2013 rozpor mezi VV a návrhem smlouvy (cena vč. rezervy a DPH), uchazeč den po otevírání obálek rozpor oznámil, což zadavatel akceptoval a vyzval jej k vysvětlení
50 7. Mimořádně nízká nabídková cena
51 Mimořádně nízká nabídková cena (MNNC) Lze riziku MNNC předcházet? stanovení hranice, od které budou nabídky přezkoumávány z pohledu MNNC ( 77) žádost o zdůvodnění ve vztahu k předmětu VZ, části podstatné pro výši ceny Jak identifikovat MNNC? odchylka od předpokládané hodnoty ceníky (stavebnictví) odborný posudek průzkum trhu nezávislý na VZ srovnání s ostatními nabídkami Nová EU směrnice: předpokládal se koncept vzorce (přezkum pokud odchylka 50 (25) % od průměru, 20 (10) % od 2 a min. 5 nabídek), patrně od něho bude upuštěno Slovenský ZVO: MNNC pokud odchylka 30% od průměru, 15% od 2., 15% od PH a min. 3 nabídky
52 8. Problematika víceprací
53 Problematika víceprací vícepracemi se rozumí dodatečné služby/stavební práce, které nejsou předmětem smlouvy, nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné služby/stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních služeb/stavebních prací ZVZ klade důraz na neměnnost realizační smlouvy; podstatné změny smlouvy představují novou zakázku a je nutné je zadat v některém ze zadávacích řízení dle ZVZ v případě víceprací postupovat striktně v souladu se ZVZ ( 23 odst. 7 písm. a) ZVZ) JŘBU výsledkem zadání nových zakázek obyčejně dodatky ke smlouvě
54 JŘBU ( 23 odst. 7 písm. a) ZVZ) dodatečné služby/stavební práce, které: o nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, o jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a o tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací zadány témuž dodavateli, který realizoval původní VZ nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní VZ, nebo mohou být technicky či ekonomicky odděleny, avšak dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky
55 9. Jednací řízení s uveřejněním
56 JŘSU jednací řízení s uveřejněním Jednací řízení s uveřejněním ( 29 ZVZ) zvláštní druh zadávacího řízení, pro veřejného zadavatele použitelné jen za splnění zákonných podmínek po podání nabídek jednání o nabídkách ještě před jejich konečným hodnocením zlepšení podmínek nabízeného plnění pro zadavatele (x nemožnost změny zadávacích podmínek) možnost úpravy některých parametrů, flexibilnější druh ZŘ časově a administrativně náročnější, vyšší požadavky na zachování základních zásad při jednání Typické fáze JŘSU rozpad řízení do 3 fázi: kvalifikační (jako v užším řízení), nabídková (jako v užším řízení) a jednací (jednání o nabídkách s uchazeči, jejichž nabídky splnily zadávací podmínky a požadavky zadavatele) zvláštní postup dle 33 ZVZ 4. fáze: dialogová (mezi kvalifikační a nabídkovou hledání vhodného řešení)
57 Podmínky použití jednacího řízení s uveřejněním ( 22 odst. 1 ZVZ) zadavatel v předchozím zadávacím řízení (OŘ, UŘ, ZPŘ nebo SD) obdržel pouze neúplné nebo nepřijatelné nabídky, a zároveň zadavatel podstatně nezmění zadávací podmínky, a zároveň zadavatel zahájí JŘSU bezodkladně po zrušení předchozího řízení Zadavatel zahajuje JŘSU odesláním oznámení o zahájení řízení k uveřejnění Tzv. jednací řízení s uveřejněním, bez uveřejnění ( 22 odst. 2 ZVZ): Nemusí být uveřejněno oznámení, pokud v předchozím řízení podány nabídky splňující požadavky dle 69 odst. 5 ZVZ (nabídka podána písemně, ve lhůtě, v uzavřené obálce označené názvem VZ a s nadepsanou adresou) - postačuje výzva Veřejný zadavatel není povinen v případě postupu dle 22 odst. 1 a 2 ZVZ uveřejňovat předběžné oznámení VZ.
58 Podmínky použití jednacího řízení s uveřejněním ( 22 odst. 3 ZVZ) Zadavatel může zadat VZ v JŘSU rovněž: ve výjimečných případech, pokud lze důvodně předpokládat, že nabídkové ceny uchazečů budou navzájem nesrovnatelné povaha služeb neumožňuje dostatečně přesně určit předmět předem tak, aby je bylo možné zadat v otevřeném či užším řízení, zejm. ve vztahu k hodnotícím kritériím zejm. pojišťovací, bankovní, investiční, auditorské, právní služby (možné různé návrhy řešení, otázka porovnatelnosti) stavební práce prováděné výhradně za účelem výzkumu nebo vývoje a nikoliv za dosažením zisku nebo úhrady nákladů veřejné zakázky na služby uvedené v příloze č. 2 ZVZ (např. právní, zdravotní a sociální služby, dopravní služby, personální agentury, pátrací a bezpečnostní služby, vzdělávání ) nebo v oblasti obrany nebo bezpečnosti Sektorový zadavatel může JŘBU použít kdykoliv
59 Postup po obdržení žádostí o účast 1/2 Otevření obálek se žádostmi o účast jednání kvalifikační komise - posouzení kvalifikace vč. vyjasňování protokol o posouzení kvalifikace rozhodnutí zadavatele o příp. vyloučení z důvodu nesplnění kvalifikace výzva zadavatele k podání nabídek Výzva k podání nabídek: Standardní informace: informace o uveřejnění, lhůta a místo pro podání nabídky, jazyk, finální verze ZD (v příloze nebo přístup k ní) Způsob a zásady jednání: o Pozvánky o Forma jednání osobní, písemné nebo kombinace o Způsob jednání - společně nebo odděleně o Počet fází (popř. kol v rámci fáze) o Dodržení zásad 6 ZVZ, příp. zveřejňování informací
60 Postup po obdržení žádostí o účast 2/2 vyzvaní zájemci připraví nabídky Lhůta pro podání nabídek u veřejného/dotovaného zadavatele není min. lhůta stanovena, v případě sektorového zadavatele zásadně min. 24 dnů (nebo dohodou) Možnost podávat zadavateli žádosti o dodatečné informace do 6 prac. dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek Obdržení jediné nabídky není dle ZVZ nutný důvod ke zrušení zadávacího řízení ( 71 odst. 7 ZVZ, 84 odst. 1 písm. e) ZVZ) Lhůta pro podání námitek proti zadávacím podmínkám 5 dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídek
61 Průběh samotného jednání 1/2 Jednací tým Jednání zadavatele; zadavatel může pověřit hodnotící komisi, některé její členy nebo jinou osobu Doporučení: strukturovat jednací týmy dle očekávaných aspektů (technické, právní, ekonomické vzdělání); nepodjatost a mlčenlivost Fáze jednání Po každé fázi: hodnocení protokol o konečném hodnocení (příp. omezování počtu) oznámení uchazečům Před zahájením jakékoliv fáze lze oznámit, že fáze je poslední
62 Průběh samotného jednání 2/2 Předmět jednání možnost jednat o všech podmínkách obsažených v nabídkách uchazečů, zejm. podmínkách, které jsou předmětem hodnocení o ALE: nelze měnit zadávací podmínky; JUD: není možná zásadní změna podmínek (obchodní podmínky, technické podmínky). Možnost zadavatele (i) vylepšovat cenu, (ii) vyjednat pro sebe výhodnější podmínky Zákaz sdělovat údaje o nabídkách jiných uchazečů bez předchozího souhlasu, vyjma aktuální výše nabídkové ceny Nutné vždy vyhotovovat protokol z každého jednání uvést všechna ujednání, která mohou mít za následek změnu nabídky nebo návrhu smlouvy; podpisem protokolu se stávají údaje a ujednání závazná novější ujednání nahrazuje předchozí ujednání (nabídku) v téže věci Právo uchazeče nahlížet do protokolu z jednání, které bylo s ním vedeno
63 Postup po ukončení jednání Protokol o konečném výsledku hodnocení ( 31 odst. 5 ZVZ) Po ukončení každé fáze jednání (nikoliv kola) Podle výsledků jednání zadavatel shrne hodnocení podle všech hodnotících kritérií a stanoví pořadí Zadavatel je povinen odeslat protokol všem uchazečům, se kterými bylo jednáno, do 5 pracovních dnů od ukončení každé fáze běh lhůty 15 dnů pro podání námitek proti hodnocení Vítězný uchazeč je povinen do 7 dnů od doručení protokolu doručit zadavateli upravený návrh smlouvy (nahrazuje původní návrh v nabídce) Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ( 81 odst. 3 ZVZ)
64 Děkuji Vám za pozornost Mgr. Jan Lašmanský, LL.M., advokát

References: čl. 18
 čl. 31
 čl. 68
 čl. 12
 čl. 22
 čl. 40