Source: http://docplayer.it/2070113-Project-claim-management-basics-massimiliano-arena-project-manager-ipma-esperto-in-ingegneria-economica-icec-aice.html
Timestamp: 2017-02-22 02:23:24+00:00

Document:
Project Claim Management Basics. Massimiliano Arena Project Manager IPMA, Esperto in Ingegneria Economica ICEC, AICE - PDF
Project Claim Management Basics. Massimiliano Arena Project Manager IPMA, Esperto in Ingegneria Economica ICEC, AICE
Download "Project Claim Management Basics. Massimiliano Arena Project Manager IPMA, Esperto in Ingegneria Economica ICEC, AICE"
1 Project Claim Management Basics Massimiliano Arena Project Manager IPMA, Esperto in Ingegneria Economica ICEC, AICE2 Main topics...for today Definizione ed ambiente del claim Esempi operativi di claim Claim offensivo Controclaim3 DEFINIZIONE di CLAIM : Si intende in generale una qualunque disputa avente origine dal rapporto contrattuale tra due o più parti. Un claim è di norma originato da una richiesta scritta di estensione o modifica dei tempi esecutivi previsti contrattualmente e/o di riconoscimento di somme addizionali per fatti od omissioni, non di responsabilità della parte richiedente, registrati durante l esecuzione di attività nell ambito del Progetto. claim attivi claim passivi entrambi possono avere origine dal Cliente e/o da fornitori o comunque da stakeholders4 Claims receivables relativi a materiali e servizi non previsti a contratto a fronte di cambiamenti inattesi in area tecnica, commerciale o di pianificazione In generale sono causati da: - acceleration, - supervisione addizionale, -materiali aggiuntivi, -errori nella specifica di progetto-force Majeure, -difetti di fornitura, -danneggiamenti-penali, -lavoro situazioni di deviazioni al site, etc. Motivati da: -termini contrattuali Contract, -termini di legge, -accordi formali tra le parti, -deviazioni da una standard industriale5 Costi In quale ambiente ci muoviamo? Punto di vista del Seller Punto di vista del Buyer Punto di vista del vendor Punto di vista di un independent Party Grey area of a contract Interpretazione contrattuale Il costo piu basso per rispettare Il contratto Target Buyer Target Seller6 Alcuni concetti utili di fondo: - richieste motivate e documentate - tempestivita (*) nella notifica del claim - approccio fair -no minacce-, evitando risposte emotive Evitare l escalation il piu possibile Principi ed il Contratto prevalgono, ma il contesto culturale e importante..7 Leva negoziale (*) La prassi del Claim management ++ Buyer Seller -- Fase start up Fase Detail Eng. Fase di manufacturing Fase di montaggio Tempo8 Esempio 1 Claim progetto impianto siderurgico Russia - Struttura contrattuale Main Contractor Down payment + MS payments CLIENT (Lender) Production risk insurance Pagamenti su base pro rata delivery Linea di credito assicurata da BANK ECA Main facts. ECA Or L/Cs -Progetto parzialmente finanziato Export Credit Agency -Contratto CLIENT /ECA con covenants specifici -Procedura di Claim non definita chiaramente nel Contratto - Alto rischio ed esposizione del Gruppo Cliente ( 2008 ) - Sospensione pro rata payments - Mancata apertura L/C di back up -Interruzione / sospensione credito vs CLIENT da ECA9 Successione temporale- operativa degli eventi Last delivery ( unpaid) Due date recovery * L/C Sollecito ufficiale ( fax, Letter, ) Livello PM Escalation General Management Clarification Meeting : esposizione del Claim Apertura L/C a copertura finanaziaria del progetto - Project resume- 1 mo 2 wks 2 wks 2 wks 6 mo consegna x evitare penali Reminder ufficiosi: Notifica qualitativa degli impatti e danni subiti (e- malis) Sospensione de facto del Progetto- sospensione credito10 Al meeting e stata presentata questa struttura: Cover letter - Motivo del claim : Failure in recovery L/C opening - Conseguenze: stand by di ingegneria, manufacturing ; extra costi indotti, necessita di rischedulazione e ri-negoziazione - Motivi del Claim: finanziamento interno del progetto insufficiente a sostenerne lo sviluppo, Group Company Policy - Quantificazione economica del Claim: 200,000 $ Supporting documents for the Claim: As per Annexes...11 Focus sugli economics: Costi di storage ( semplice...) Costi di late cash in: Piano originale dei pagamenti Calcolo interesse mensile ( average int l) x mesi delay Costi associati al ritardo indotto ( Eichleay): Valore contratto Valore contratti company X total home office overheads (*) = costi allocabili al progetto costi home office allocabili al progetto durata totale del progetto = rate giornaliero allocabile al progetto rate giornaliero allocabile al progetto x ritardo compensabile = costi home office claimable12 Abbiamo visto un $???... Naturalmente no ma... Costi di storage riconosciuti alla ripresa del contratto Costi di late cash in compensati con un Change Order Costi associati al ritardo indotto tenuti insospeso fino alla fine del progetto (utilizzati nel negoziato di Final Acceptance Certificate)13 Change Order and Claim Procedure- Modelli Contrattuali Claim Procedure START Claim during project execution Dispute solved after 30 days No (30 days) Written notice of intention to refer the dispute to arbitration (30 days) Settlement through consultation and conciliation Yes No Yes Arbitration notice (30 days) Arbitration in London, (law UK, UNCITRAL rules) Claim solved STOP14 Change Order and Claim Procedure- Modelli Contrattuali Change order procedure START Written request of variation by client Estimate accepted by client Written first estimate to be presented to client Yes (2 Wk) Change in contract price or time schedule No No Yes (15 Official days) change offer by Contractor Formal acceptance by Client No Yes Written change order, to be signed by Contractor Execution Variation not executed/claim/ negotiation STOP15 Esempio 2 Claim progetto impianto siderurgico Cina Difesa da Claim Main facts & argomenti Cliente Su ingegneria Contractor, il CLIENT era responsabile del procurement e manufacturing Sancite contrattualmente deadlines di consegna documentazione Clausola contrattuale : ritardi di delivery ( eng) potevano essere riconosciuti come penali se avessero effettivamente impattato la schedula generale di progetto Il Contractor era effettivamente in ritardo di ca. 1 mese sull ultima delivery di engineering Il Cliente esponeva consistenti costi ( delay procurement, inizio lavori e overall schedule)16 Support to Claim Management Time Impact Analysis Fragment17 Support to Claim Management Time Impact Analysis Fragment18 Un Approccio strategico di alto livello... CO OPETITION COOperation + competition Il claim come GAME negoziale teoria dei giochi Approccio WIN-WIN19 Thank you for your attention! Contacts Ing. Massimiliano Arena IPMA Certified Project Manager Certified Cost Engineer ICEC, AICE20 G.Gariboldi- LA GESTIONE DELLE VARIANTI IN UN PROGETTO, ANIMP 2009 AAVV Argomenti di Ingegneria Economica, SDA BOCCONI 2004 P.Sanvito, G.Marzari IL CONTRATTO E LE SUE VICENDE, ANIMP 2002 Download : https:// M.Brandenburger -Co-Opetition : A Revolution Mindset That Combines Competition and Cooperation21 Covenants: Clausole accessorie con cui il debitore si impegna a non porre in atto determinati comportamenti che potrebbero accrescere in modo eccessivo il rischio di default, o comunque risultare pregiudizievoli per i creditori. Documenti analoghi
STS Profilo della società STS, Your ICT Partner Con un solido background accademico, regolari confronti con il mondo della ricerca ed esperienza sia nel settore pubblico che privato, STS è da oltre 20 Dettagli e-spare Parts User Manual Peg Perego Service Site Peg Perego [Dicembre 2011]
Peg Perego Service Site Peg Perego [Dicembre 2011] 2 Esegui il login: ecco la nuova Home page per il portale servizi. Log in: welcome to the new Peg Perego Service site. Scegli il servizio selezionando Dettagli ingbenchmark ingbenchmarking benchmarkingbench marking
INFORMAZIONE FORMAZIONE E CONSULENZA benchmark ingbenchmark ingbenchmarking benchmarkingbench marking ACQUISTO DI SERVIZI DI TRASPORTO MERCI E DI LOGISTICA DI MAGAZZINO In collaborazione con Acquisto di Dettagli il materiale contenuto nel presente documento non può essere utilizzato o riprodotto senza autorizzazione
Reliability Management La gestione del processo di Sviluppo Prodotto Ing. Andrea Calisti www.indcons.eu Chi sono... Andrea CALISTI Ingegnere meccanico dal 1995 al 2009 nel Gruppo Fiat Assistenza Clienti Dettagli PROGRAMMA PERCORSO SEMINARIALE
PROGRAMMA PERCORSO SEMINARIALE 16 E 17 GENNAIO 2013 Metodologia Didattica STUDIO DEL SORBO SRL L'attività didattica si avvale di metodologie finalizzate a rendere il partecipante protagonista del processo Dettagli IT Plant Solutions Soluzioni MES e IT per l Industria
18 ottobre 2012 Il business risk reporting: lo strumento essenziale per la gestione continua dei rischi Stefano Oddone, EPM Sales Consulting Senior Manager di Oracle 1 AGENDA L importanza di misurare Business Dettagli di Antonio Di Meo Estero >> Commercio internazionale
TERMINI TECNICI PER DEFINIRE LA CONDIZIONE DI PAGAMENTO di Antonio Di Meo Estero >> Commercio internazionale Una delle più grosse problematiche che gli operatori devono affrontare nelle vendite all estero Dettagli Master Universitario di II livello in PROJECT MANAGEMENT: MANAGING COMPLEXITY a.a. 2014/2015 MANIFESTO DEGLI STUDI
Master Universitario di II livello in PROJECT MANAGEMENT: MANAGING COMPLEXITY a.a. 201/2015 MANIFESTO DEGLI STUDI Art. 1 - Attivazione e scopo del Master 1 E' attivato per l'a.a. 201/2015 presso l'università Dettagli Panoramica su ITIL V3 ed esempio di implementazione del Service Design
Under the Patronage of Comune di Portofino Regione Liguria 1ST INTERNATIONAL OPERA SINGING COMPETITION OF PORTOFINO from 27th to 31st July 2015 MODULO DI ISCRIZIONE - ENROLMENT FORM Direzione artistica Dettagli STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI
STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI 1 INTRODUZIONE Il Consiglio di Amministrazione di Kairos Julius Baer Sim (di seguito la KJBSIM ) ha approvato il presente documento al fine di formalizzare Dettagli SAIPEM: Strong Authenticator for SAP Una soluzione CST in grado di garantire il massimo della sicurezza
Grandi Navi Veloci. Utilizzata con concessione dell autore. SAIPEM: Strong Authenticator for SAP Una soluzione CST in grado di garantire il massimo della sicurezza Partner Nome dell azienda SAIPEM Settore Dettagli Classificazioni dei sistemi di produzione
Classificazioni dei sistemi di produzione Sistemi di produzione 1 Premessa Sono possibili diverse modalità di classificazione dei sistemi di produzione. Esse dipendono dallo scopo per cui tale classificazione Dettagli Nome del concorrente - Competitor's name :...
MODULO DI RICHIESTA DI MATERIALE SUPPLEMENTARE ADDITIONAL MATERIAL ORDER FORM Il materiale e i documenti compresi nella tassa di iscrizione sono elencati nell'appendice VI del 2015 FIA WRC Sporting Regulations Dettagli Codice di Condotta Professionale per i Gestori Patrimoniali
Codice di Condotta Professionale per i Gestori Patrimoniali Etica: valore e concretezza L Etica non è valore astratto ma un modo concreto per proteggere l integrità dei mercati finanziari e rafforzare Dettagli Energy risk management
Il sistema di supporto alle tue decisioni Energy risk management Un approccio orientato agli attori M.B.I. Srl, Via Francesco Squartini 7-56121 Pisa, Italia - tel. 050 3870888 - fax. 050 3870808 www.powerschedo.it Dettagli I PAGAMENTI INTERNAZIONALI IN UN OTTICA LEGALE E CONTRATTUALE
I PAGAMENTI INTERNAZIONALI IN UN OTTICA LEGALE E CONTRATTUALE Una delle maggiori difficoltà che devono affrontare gli imprenditori che operano con l estero è l individuazione delle condizioni di pagamento Dettagli Massimo Paolucci (paolucci@dist.unige.it) DIST Università di Genova. Metodi per supportare le decisioni relative alla gestione di progetti
Project Management Massimo Paolucci (paolucci@dist.unige.it) DIST Università di Genova Project Management 2 Metodi per supportare le decisioni relative alla gestione di progetti esempi sono progetti nell Dettagli UMB Power Day. 15-11-2012 Lugano-Paradiso
UMB Power Day 15-11-2012 Lugano-Paradiso Mission Competenza e flessibilità al fianco delle imprese che necessitano di esperienza nel gestire il cambiamento. Soluzioni specifiche, studiate per migliorare Dettagli Un ordine su misura per ogni taglia
Un ordine su misura per ogni taglia Le funzionalità Cross Order e Block Trade Facilities sui mercati cash Cross Order e BTF Introduzione I Cross Order e la Block Trade Facilities (BTF) sono due nuove tipologie Dettagli I contratti di gestione delle strutture alberghiere
12/06/2013 il Contratti tipici: Contratti atipici: contratto di locazione di bene immobile contratto di affitto di azienda (alberghiera) contratto di gestione di azienda. alberghiera (c.d. contratto di Dettagli Sistemi di gestione dei dati e dei processi aziendali. Information Technology General Controls
ALLEGATO 2 FULL PROJECT FORM FORM 1 FORM 1 General information about the project PROJECT SCIENTIFIC COORDINATOR TITLE OF THE PROJECT (max 90 characters) TOTAL BUDGET OF THE PROJECT FUNDING REQUIRED TO Dettagli Nuova finanza per la green industry
Nuova finanza per la green industry Green Investor Day / Milano, 9 maggio 2013 Barriere di contesto a una nuova stagione di crescita OSTACOLI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE Fine degli incentivi e dello sviluppo Dettagli Presentazione per. «La governance dei progetti agili: esperienze a confronto»
Managed Services e Unified Communication & Collaboration: verso il paradigma del Cloud Computing Claudio Chiarenza (General Manager and Chief Strategy Officer) Italtel, Italtel logo and imss (Italtel Multi-Service Dettagli INDICE. Introduzione Cosa sono le Opzioni FX? Trading 101 ITM, ATM e OTM Opzioni e strategie di Trading Glossario Contatti e Informazioni
OPZIONI FORMAZIONE INDICE Introduzione Cosa sono le Opzioni FX? Trading 101 ITM, ATM e OTM Opzioni e strategie di Trading Glossario Contatti e Informazioni 3 5 6 8 9 10 16 ATTENZIONE AI RISCHI: Prima di Dettagli Master di I livello In PROJECT MANAGEMENT. (1500 h 60 CFU) Anno Accademico 2014/2015 I edizione I sessione
I regolamenti europei EMIR e REMIT Implementazione pratica per un azienda NFC- Sommario I. L EMIR ed i suoi obblighi II. REMIT e i suoi obblighi III. EMIR: l implementazione pratica in azienda Che cos Dettagli I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO: una breve disamina sul fair value
I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO: una breve disamina sul fair value A cura Alessio D'Oca Premessa Nell ambito dei principi che orientano la valutazione del bilancio delle società uno dei Dettagli LA GESTIONE DELLE RISERVE NELLE OO.PP.
Seminario IF COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE LA GESTIONE DELLE RISERVE NELLE OO.PP. Milano, 9 giugno 2011 1 Riserve: generalità Riserva come preannuncio di disaccordo (=firma con riserva) Riserva come domanda Dettagli IL FONDO DIFONDI PRIVATE DEBT
Università degli Studi di Parma Corso di Asset and liability management (profili economico-aziendali) Il patrimonio di vigilanza e la misurazione del rischio di credito Prof.ssa Paola Schwizer Anno accademico Dettagli I Professionisti della digitalizzazione documentale
CON IL PATROCINIO DI PROGRAMMA MASTER COURSE ANORC MILANO, dal 3 al 26 NOVEMBRE 2015 Hotel degli Arcimboldi (Viale Sarca, n. 336) I Professionisti della digitalizzazione documentale Guida formativa per Dettagli Il Ruolo del TSRM come Amministratore di Sistema II Modulo - Gestione dei Sistemi Informativi RIS/PACS
GESIRAD Il Ruolo del TSRM come Amministratore di Sistema II Modulo - Gestione dei Sistemi Informativi RIS/PACS Copyright Siemens AG Healthcare Sector 2009. For internal use only. Roma, 8 marzo 2011 Pellegrini Dettagli Indice. La Missione 3. La Storia 4. I Valori 5. I Clienti 7. I Numeri 8. I Servizi 10
Studio di retribuzione 2014 SALES & MARKETING Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel.it EDITORIALE Grazie ad una struttura costituita da 100 consulenti e 4 uffici in Italia, Page Personnel Dettagli Il Project management in IS&T L esperienza Alstom
Il Project management in IS&T L esperienza Alstom Agata Landi Convegno ANIMP 11 Aprile 2014 IL GRUPPO ALSTOM Project management in IS&T L esperienza Alstom 11/4/2014 P 2 Il gruppo Alstom Alstom Thermal Dettagli RIF 101 TECNA, MECA MULTINEEDLE ROTATIVE HOOK LOCK STITCH QUILTER
WWW.TINYLOC.COM CUSTOMER SERVICE T. (+34) 937 907 971 F. (+34) 937 571 329 sales@tinyloc.com GPS/ RADIOTRACKING DOG COLLAR MANUALE DI ISTRUZIONI ACCENSIONE / SPEGNERE DEL TAG HOUND Finder GPS Il TAG HOUND Dettagli Dall Idea al Progetto
CORSO DI EUROPROGETTAZIONE MODULO 2 Dall Idea al Progetto DOTT. GIANLUCA COPPOLA Direttore generale - Responsabile Progetti Europei 1 CAPITOLO 1 STRUTTURARE UN PROGETTO Modulo 2 Dall Idea al Progetto 2 Dettagli R E A L E S T A T E G R U P P O R I G A M O N T I. C O M
REAL ESTATE GRUPPORIGAMONTI.COM 2 Rigamonti Real Estate La scelta giusta è l inizio di un buon risultato Rigamonti Founders Rigamonti REAL ESTATE Società consolidata nel mercato immobiliare, con più di Dettagli RUP (Rational Unified Process)
RUP (Rational Unified Process) Caratteristiche, Punti di forza, Limiti versione del tutorial: 3.3 (febbraio 2007) Pag. 1 Unified Process Booch, Rumbaugh, Jacobson UML (Unified Modeling Language) notazione Dettagli Maggior Supporto. Enel Produzione SpA
Enel Produzione SpA Concorso nazionale Le buone pratiche sulla manutnzione sicura Campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2010-2011 Napoli, 27 Ottobre 2011 Villa Colonna Bandini Stefano Di Pietro Responsabile Dettagli PROJECT & CONSTRUCTION MANAGEMENT NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI
ANNO ACCADEMICO 2007/2008 MASTER UNIVERSITARIO DI 1 LIVELLO IN PROJECT & CONSTRUCTION MANAGEMENT NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI presso la Facoltà di Ingegneria dell Università degli Studi di Brescia MASTER Dettagli 25 Ottobre 2011-3 Convegno Nazionale ITALIAN PROJECT MANAGEMENT ACADEMY
25 Ottobre 2011-3 Convegno Nazionale ITALIAN PROJECT MANAGEMENT ACADEMY Milano, ATAHOTELS Via Don Luigi Sturzo, 45 LA GESTIONE DEI PROGETTI NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL FUTURO. I SUOI RIFLESSI NEI Dettagli Guida ai Parametri di negoziazione dei mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana
GENOVA 2015-2030 UNA FINESTRA SUL FUTURO Ricerca tipo Delphi a cura della Sezione Terziario di Confindustria Genova Coordinamento della ricerca Sergio Di Paolo PERCHÉ IL FUTURO Immaginare il futuro aiuta Dettagli CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. CAMPO DI APPLICAZIONE 1.1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto ("GPC") si applicano all acquisto di materiali, articoli, prodotti, componenti, software ed i relativi Dettagli Nota Informativa Relativa alla Circolare 2009/1
Il vostro sogno diventa realtà... Vicinanze di Volterra vendita di porzione di fabbricato "tipico Toscano" realizzate da recupero di casolare in bellissima posizione panoramica. Your dream comes true... Dettagli il ruolo del Service Manager e i vantaggi conseguiti
il ruolo del Service Manager e i vantaggi conseguiti Alessandro Bruni CIO at Baglioni Hotels Workshop AICA: "Il Service Manager: il ruolo e il suo valore per il business" 8/ 2/2011 Il gruppo Baglioni Hotels Dettagli Process mining & Optimization Un approccio matematico al problema
Res User Meeting 2014 con la partecipazione di Scriviamo insieme il futuro Paolo Ferrandi Responsabile Tecnico Research for Enterprise Systems Federico Bonelli Engineer Process mining & Optimization Un Dettagli Guida alle offerte di finanziamento per le medie imprese
IMPIANTI OFF GRID E SISTEMI DI ACCUMULO VIDEO SMA : I SISTEMI OFF GRID LE SOLUZIONI PER LA GESTIONE DELL ENERGIA Sistema per impianti off grid: La soluzione per impianti non connessi alla rete Sistema Dettagli Strategie ISOVOL nella costruzione di
FOR PROFESSIONAL INVESTORS Strategie ISOVOL nella costruzione di portafogli diversificati I vantaggi di un approccio fondato sulla contribuzione al rischio EFPA Italia Meeting 2014 Agenda Inter-temporal Dettagli IT Service Management
Corso Base ITIL V3 2008 PROXYMA Contrà San Silvestro, 14 36100 Vicenza Tel. 0444 544522 Fax 0444 234400 Email: proxyma@proxyma.it L informazione come risorsa strategica Nelle aziende moderne l informazione Dettagli Nel procedimento per la sospensione dell esecuzione del provvedimento impugnato (art. 5, L. 742/1969).
Il commento 1. Premessa La sospensione feriale dei termini è prevista dall art. 1, co. 1, della L. 07/10/1969, n. 742 1, il quale dispone che: Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni Dettagli F O R M A T O E U R O P E O
F O R M A T O E U R O P E O P E R I L C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAZIONI PERSONALI Nome Indirizzo Laura Bacci, PMP Via Tezze, 36 46100 MANTOVA Telefono (+39) 348 6947997 Fax (+39) 0376 1810801 Dettagli L AVVOCATO NEL CONTESTO INTERNAZIONALE ED EUROPEO
L AVVOCATO NEL CONTESTO INTERNAZIONALE ED EUROPEO Firenze, 21 aprile, 12 e 26 maggio 2015 (15,00-18,30) Auditorium Adone Zoli dell Ordine degli Avvocati di Firenze c/o Nuovo Palazzo di Giustizia Viale Dettagli Evoluzione Risk Management in Intesa
RISCHIO DI CREDITO IN BANCA INTESA Marco Bee, Mauro Senati NEWFIN - FITD Rating interni e controllo del rischio di credito Milano, 31 Marzo 2004 Evoluzione Risk Management in Intesa 1994: focus iniziale Dettagli CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO. Ai sensi dell art. 1, comma 2, lett. A) della legge 9 dicembre 1998 n 431
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO Ai sensi dell art. 1, comma 2, lett. A) della legge 9 dicembre 1998 n 431 e degli artt. 1571 e seguenti del codice civile. CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA la CAMERA Dettagli Milano 23 novembre 2011
ORBIT - Open Day Milano 23 novembre 2011 Carlo Loveri Agenda 14.30 Benvenuto 14.45 Business Continuity & Disaster Recovery Management: Cenni; Standards di riferimento; Best practices. Carlo Loveri CEO Dettagli ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE, L INOLTRO E LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INCONVENIENTI RELATIVE ALLE VARIANTI DEL PROGRAMMA NH-90
MINISTERO DELLA DIFESA Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l Aeronavigabilità ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE, L INOLTRO Dettagli Università di Venezia Corso di Laurea in Informatica. Marco Fusaro KPMG S.p.A.
La best practice ITILv3 nell IT Sourcing Novembre 2009 Indice 1. Introduzione... 4 1.1. Il contesto dell outsourcing... 4 1.2. Le fasi di processo e le strutture di sourcing... 7 1.3. L esigenza di governance... Dettagli IL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO
IL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO TARDIVO OD OMESSO VERSAMENTO SANZIONI - RICORSI IL RAVVEDIMENTO - COMPENSAZIONE RIMBORSI SCHEDA N. 3 Claudio Venturi Camera di Commercio Diritto Annuale Dettagli Iniziativa : "Sessione di Studio" a Vicenza. Vicenza, venerdì 24 novembre 2006, ore 9.00-13.30
Iniziativa : "Sessione di Studio" a Vicenza Gentili Associati, Il Consiglio Direttivo è lieto di informarvi che, proseguendo nell attuazione delle iniziative promosse dall' volte al processo di miglioramento, Dettagli I principali prodotti derivati. Elementi informativi di base. Ottobre 2012. Consob Divisione Tutela del Consumatore
I principali prodotti derivati Elementi informativi di base Ottobre 2012 Consob Divisione Tutela del Consumatore Indice I - Premessa 3 II - Cosa sono i prodotti derivati 4 III - I principali prodotti Dettagli QUIPAGO - MODALITÀ PAYMENT
E-Commerce Qui Pago è l offerta di Key Client per il Commercio Elettronico: un Pos virtuale altamente affidabile ed efficiente che prevede diverse modalità d utilizzo: Payment (integrazione col sito del Dettagli ZHEJIANG YUEJIN IMPORT & EXPORT CO. LTD - Cina. Data evasione. Rev. 1 Marzo 2010 FAC_COR098
Vs. richiesta su ZHEJIANG YUEJIN IMPORT CO LTD - Cina Recte ZHEJIANG YUEJIN IMPORT & EXPORT CO. LTD - Cina Cliente ALFA SPA Data evasione Redattore E.L./FC Rev. 1 Marzo 2010 FAC_COR098 Zhejiang Yuejin Dettagli Percorsi di qualità e trasparenza nell organizzazione, la gestione e il controllo interno delle ONG
Lotta alla povertà, cooperazione allo sviluppo e interventi umanitari Percorsi di qualità e trasparenza nell organizzazione, la gestione e il controllo interno delle ONG Con il contributo del Ministero Dettagli UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA Prova Finale GESTIONE DELLA TRANSIZIONE SECONDO LO STANDARD ITIL ITIL SERVICE TRANSITION Dettagli Processi ITIL. In collaborazione con il nostro partner:
Processi ITIL In collaborazione con il nostro partner: NetEye e OTRS: la piattaforma WÜRTHPHOENIX NetEye è un pacchetto di applicazioni Open Source volto al monitoraggio delle infrastrutture informatiche. Dettagli IT Service Management: il Framework ITIL. Dalmine, 20 Gennaio 2012 Deborah Meoli, Senior Consultant Quint Italy
IT Service Management: il Framework ITIL Dalmine, 20 Gennaio 2012 Deborah Meoli, Senior Consultant Quint Italy Quint Wellington Redwood 2007 Agenda Quint Wellington Redwood Italia IT Service Management Dettagli LISTINO PREZZI ARMADI GESTIONE CHIAVI
FOGLIO INFORMATIVO relativo alle operazioni di FINANZIAMENTI IMPORT, ANTICIPI E PREFINANZIAMENTI EXPORT, FINANZIAMENTI SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE (questi ultimi se non rientranti nel credito ai consumatori) Dettagli Rilascio dei Permessi Volo
Bando di ammissione al Master di II livello in BIM-BASED CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT (VISUAL PM) ANNO ACCADEMICO 2014/2015 Ai sensi del comma 9 dell art. 7 del D.M. 270/99 e del Regolamento d Ateneo Dettagli Asset sotto controllo... in un TAC. Latitudo Total Asset Control
Studio di retribuzione 2014 TECHNOLOGY Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel.it EDITORIALE Grazie ad una struttura costituita da 100 consulenti e 4 uffici in Italia, Page Personnel offre Dettagli L Emittente, Offerente e Responsabile del Collocamento. Banca di Credito Cooperativo di Flumeri
Prospetto Informativo Semplificato per l offerta al pubblico di strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche di cui all art. 34-ter, comma 4 del Regolamento Consob Dettagli www.01net.it Il primo portale italiano per i professionisti dell Ict, per il trade e per le piccole e medie imprese utenti di Ict
www.01net.it Il primo portale italiano per i professionisti dell Ict, per il trade e per le piccole e medie imprese utenti di Ict 01NET NETWORK www.01net.it Pag 2 Dati di traffico 01net Network Totale Dettagli Banca Popolare di Spoleto S.p.A. Transmission Policy
Banca Popolare di Spoleto S.p.A. Transmission Policy 1. INTRODUZIONE Il presente documento definisce e formalizza le modalità ed i criteri adottati da Banca Popolare di Spoleto S.p.A. (di seguito, la Banca Dettagli Osservazioni del sistema bancario italiano sul documento del Comitato di Basilea Second Working Paper on Securitisation
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA Osservazioni del sistema bancario italiano sul documento del Comitato di Basilea Second Working Paper on Securitisation 20 Dicembre 2002 1 L ABI ha esaminato con uno specifico Dettagli POLITICA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI
POLITICA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI INDICE 1. Premessa... 2 1.1 Scopo del documento... 2 1.2 Riferimenti normativi... 2 2. Ambito di applicazione e destinatari... 2 3. Fattori di Best Execution... Dettagli Release Management. Obiettivi. Definizioni. Responsabilità. Attività. Input
Release Management Obiettivi Obiettivo del Release Management è di raggiungere una visione d insieme del cambiamento nei servizi IT e accertarsi che tutti gli aspetti di una release (tecnici e non) siano Dettagli Il Process Engineering Manual: uno strumento di sussidio pratico alle attività dell ingegnere. Ing. Luigi Ciampitti Coordinatore GdL PEM, AIDIC
Associazione Italiana Di Ingegneria Chimica Il Process Engineering Manual: uno strumento di sussidio pratico alle attività dell ingegnere Ing. Luigi Ciampitti Coordinatore GdL PEM, AIDIC 1.0 I MANUALI Dettagli Orc Trading: tecnologia innovativa per far crescere il vostro business. Matteo Carcano Milano, 13 Aprile, 2010
Orc Trading: tecnologia innovativa per far crescere il vostro business Matteo Carcano Milano, 13 Aprile, 2010 2 Agenda 17.00 17.15 Introduzione Matteo Carcano Orc Software 17.15 17.30 Le opportunità di Dettagli Condivisione delle risorse e Document Delivery Internazionale: Principi e linee guida per le procedure.

References: Art. 1
 art. 1
 art. 1
 art. 1
 art. 7
 art. 34