Source: https://raumtext.com/muster/behinderung-im-verlauf-der-bauausfuhrung/
Timestamp: 2019-12-16 12:46:57+00:00

Document:
Behinderung im Verlauf der Bauausführung – § 6 VOB/B – raumtext.com
Behinderung im Verlauf der Bauausführung – § 6 VOB/B
Anzeige des AN, dass er in der Bauausführung auf Grund fehlender Unterlagen, Vorleistungen, Änderungsanordnung des Architekten/Ingenieurs etc. behindert ist.
Kategorie: Behinderungsanzeige des AN Schlüsselwort: Word
Bei Abschluss eines Bauvertrages kann der AN darauf vertrauen, dass seine Vergütung darauf basiert, dass die vertraglich geschuldeten Leistungen termingerecht und störungsfrei abgearbeitet werden können. Dies bedeutet, dass der AG seinen Obliegenheiten nachzukommen hat.
Nimmt der AG die Mitwirkungspflichten nicht wahr oder wird die Erbringung der Leistung durch den AN nicht endgültig unmöglich, so muss der AN den AG erst auffordern, die notwendigen Mitwirkungsmaßnahmen zu treffen. Diese können begründet sein, dass dieser für die Vorlage von Plänen oder sonstiger Mitteilungen verantwortlich ist.
Hat der AG die hindernden Umstände zu vertreten und kommt er in Annahmever­zug, kann der AN eine angemessene Entschädigung verlangen. Der AN soll einen Ausgleich erhalten, dass er für den AG Ressourcen vorhält, ohne dass hierfür durch den vereinbarten Werklohn ein Ausgleich geschaffen wurde. Die Höhe der Entschädigung richtet sich nach der Dauer des Verzuges und der Höhe der vereinbarten Vergütung.
Auch die Ausführungsfristen werden sich verlängern. Diese Verlängerung ist dem AG schriftlich mitzuteilen.
Adressfeld Adressat, Bauvorhaben, Briefkopf des Absenders, Formulartitel, Gewerk, Grußformel, Unterschriftsfeld Absender
Gesetze_Paragraphen
2 VOB/B, 6 VOB/B
Ablauf, Änderung, anderweitig, Annahmeverzug, Anspruch, Anzeige, anzeigen, Arbeiten, Art, Auftrag, Auftraggeber, Auftragnehmer, Aufwendungen, Ausführung, Ausführungsfristen, Ausgleich, Baustelle, Bauvertrag, Bauvorhaben, Bauzeit, Behinderung, Beseitigung, Entschädigung, Erhalt, fehlende, Fertigstellung, Frist, Fristablauf, Fristverlängerung, Gewerk, Höhe, Lasten, Leistung, Leistungen, Mitteilung, Mitwirkung, Mitwirkungshandlungen, Nachfrist, Pflicht, Preisänderung, Recht, Schaden, Schadensersatz, Schadensersatzanspruch, Schreiben, Schuld, Stelle, Stellung, Termin, Umstände, Unterlagen, vereinbarte, Vergütung, Verlangen, Verlängerung, Verschiebung, Vertrag, vertreten, Verweis, verweisen, Verzögerung, Verzug, Voraussetzung, Vorlage, Werk, wichtig, Wiederaufnahme, Wirkung
raumtext.com
Beanstandung mangelhafter Fertigteile
Mitteilung an AN, dass bei der Überprüfung der Fertigteile im Fertigungsbetrieb Mängel festgestellt wurden. Der AG verlangt daher, dass der AN Einfluss auf die Herstellung der Fertigteile nimmt um den Einsatz von vertragswidrigen bzw. mangelhaften Fertigteilen zu verhindern.
Kündigung Bauvertrag durch AG – § 8 VOB/B, § 13 VOB/B
Kündigung des Vertrages unter Angabe von Gründen und Aufforderung zu Mängelbeseitigung sowie Übergabe der Rechnung mit den bis zur Kündigung erbrachten Leistungen.
Mitteilung über Einzahlung des hinterlegten Geldes – § 17 VOB/B
Mitteilung an AG, dass der Sicherheitsbetrag für etwaige Mängelansprüche auf das vereinbarte Konto eingezahlt wurde.
Ablehnung Nachtrag wegen zusätzlicher Leistungen – § 2 VOB/B Mitteilung der Wiederaufnahme der Arbeiten – § 6 VOB/B
Du siehst: Behinderung im Verlauf der Bauausführung – § 6 VOB/B 0,00 €

References: § 6
 § 6
 § 8
 § 13
 § 17
 § 2
 § 6
 § 6