Source: http://www.verismo-legal.de/bauablaufst%C3%B6rungen-nachtr%C3%A4ge-um-bau-bewerten-und-abwehren
Timestamp: 2017-11-18 19:54:39+00:00

Document:
Bauablaufstörungen - Nachträge um Bau bewerten und abwehren | verismo-legal.de
Bauablaufstörungen - Nachträge um Bau bewerten und abwehren
Am 19.09.2018 wird der geschäftsführende Partner von VERISMO LEGAL Rechtsanwälte Berlin, Herr Rechtsanwalt Jacob Scheffen bei dem Kommunalen Studieninstitut Pirmasens – KSI ein Seminar zum Thema „Bauablaufstörungen - Nachträge um Bau bewerten und abwehren“ abhalten.
Das Seminar vermittelt einen Überblick über die Grundsätze des Nachtragsmanagements
Zentrales Thema bei der Durchführung sowie Abrechnung von Baumaßnahmen ist die Behandlung von Nachträgen. Nachtragsstreitigkeiten führen regelmäßig zu zeitaufwendigen und kostenauslösenden Auseinandersetzungen. Mit einem fundierten Wissen über die rechtliche Handhabung und Anwendung der Durchsetzbarkeit von Nachträgen und der richtigen Handhabung von Bauzeitverzögerungen lässt sich das verhindern.
Unterschiedliche wirtschaftliche Interessenlagen der Bauvertragsparteien und Unklarheiten oder Unstimmigkeiten in den zugrundeliegenden Vertragsunterlagen bilden dabei meist die Grundlage für spätere Nachtragsstreitigkeiten zwischen den Vertragsparteien. Doch unter welchen Voraussetzungen sind Forderungen nach einer Mehrvergütung tatsächlich auch berechtigt?
Grundzüge zu Vertragstypen: Einheitspreisvertrag/Pauschalpreisvertrag, Detail- oder Funktionalpauschale
Grundzüge zu den Kalkulationen (Angebotskalkulation, Auftragskalkulation, Arbeitskalkulation, Nachtragskalkulation)
Folgen einer unklaren oder fehlerhaften Leistungsbeschreibung
Ausführungsfristen, Bauzeitenplan und dessen Fortschreibung
Die Abgrenzung von Nebenleistungen und Besonderen Leistungen nach der VOB/C
Grundlagen des gestörten Bauablaufs
Behinderungen und deren Rechtsfolgen, Bauzeitverlängerung und Verzug
Der Anspruch auf Bauzeitverlängerung
Die Anforderungen an die Behinderungsanzeige
Ausnahmen von der Behinderungsanzeige
Die Berechnung einer Behinderung
Die Voraussetzungen für die Wiederaufnahme der Arbeit
Rechtliche Begründung des Nachtragsanspruchs
Der Anspruch nach § 2 Abs. 3 VOB/B
Der Anspruch nach § 2 Abs. 5 und 6 VOB/B
Der Anspruch nach § 6 Abs. 6 VOB/B
Der Anspruch nach § 642 BGB
Die praxisrelevante Anwendbarkeit von § 642 BGB bei Verzug, Beschleunigung und Wagnis und Gewinn
Beachtung von Ersparten Aufwendungen
Die Berechnung der Bauzeitverlängerung
Der Bau-Soll-Ablaufplan
Der störungsmodifizierte Bauablaufplan
Besonderheiten beim Bauverlängerungsanspruch
Die Berechnung der Mehrkosten
Besonderheiten zur Nachtragsforderung
Die Besonderheiten bei verspäteter Leistung des Vorunternehmers
Die Besonderheiten zur Nachtragsforderung bei verspäteter oder mangelhafter Ausführungsplanung
Die Besonderheiten zum Entschädigungsanspruch § 642
Die Besonderheiten an den Nachtragsanspruch bei widersprüchliche und lückenhafte Leistungsbeschreibungen
Nachträge erkennen, dokumentieren und durchsetzen
Strategien zur außergerichtlichen Nachtragsdurchsetzung
Die gerichtliche Durchsetzung von Nachtragsansprüche
Termin * - Auswahl -19.09.2018

References: § 2
 § 2
 § 6
 § 642
 § 642
 § 642