Source: https://www.scribd.com/document/123658821/TDR-Expediente-Tecnico-Nicolas-de-Pierola-Santa-Clara-Sur-2010-20-02-2010
Timestamp: 2019-01-21 14:21:11+00:00

Document:
TDR Expediente Tecnico Nicolas de Pierola-Santa Cl...
tarea virtual 4 y 5 Fundamentos de GestiÃ³n
plan_Lima_Metropolitana_2012-2025.doc
MALI_BASES (1).pdf
ProyectoprofesionalAugustoClaudet.pdf
CV-SPANISH 2013
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA PROLONGACION NICOLAS DE PIEROLA- SANTA CLARA SUR Y ANEXOS - DISTRITO ATE- VITARTE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA PROLONGACION NICOLAS DE PIEROLA- SANTA CLARA SUR Y ANEXOS - DISTRITO ATE- VITARTE
CONTENIDO 1.0 ANTECEDENTES .....................................................................................................................................1 2.0 OBJETO.......................................................................................................................................................1 3.0 BASE LEGAL..............................................................................................................................................2 4.0 UBICACIÓN Y LÍMITE DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL ESTUDIO........................................3 5.0 HABILITACIONES BENEFICIADAS ....................................................................................................3 6.0 REQUERIMIENTOS Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS DEL ÁREA EN ESTUDIO DEFINITIVO.....................................................................................................................................................5 1.1 REQUERIMIENTOS DEL ÁREA EN ESTUDIO..................................................................................5 1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS GENERALES Y SECUNDARIAS A EJECUTAR........................5 6.2.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE (VER PLANO GENERAL PG-01).........................................................................5 6.2.2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO (VER PLANO GENERAL PG-02)........................................................................7 6.2.3 LIBRE DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS.................................................................................................9 6.2.3.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN..............................................................................................................9 6.2.3.2 INSPECCIÓN Y TRABAJO DE CAMPO...........................................................................................................9 6.2.3.3 COORDINACIÓN CON ÁREAS DE SEDAPAL E INSTITUCIONES PÚBLICAS.....................................................10 6.2.3.4 DESARROLLO DEL EXPEDIENTE DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL:................................................................10 6.2.3.5 EXPEDIENTE DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL – ENTREGABLES:..................................................................10 6.2.4 INTERVENCIÓN SOCIAL............................................................................................................................11 6.2.5 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA....................................................................................................11 6.2.6 SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN.................................................................................................................11 6.2.7 SITIOS Y EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS.....................................................................................................11 7.0 ESTUDIOS A CONSIDERAR PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO.........12 7.1 CONSIDERACIONES A LOS ALCANCES DEL PROYECTO:.....................................................12 7.2 ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA DIGITAL....................................................................................15 7.5 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA..............................................................21 7.6 ESTUDIO DE HIDROGEOLOGIA....................................................................................................22 1.-GENERALIDADES...................................................................................................................................23 2.-GEOLOGIA DEL AREA DE ESTUDIO.................................................................................................23 3.-EVALUACION HIDROGEOLOGICA DEL AREA DE ESTUDIO....................................................23 4.-HIDRODINAMICA DEL ACUIFERO...................................................................................................23 5.-CARACTERISTICAS HIDRAULICAS DEL ACUIFERO..................................................................23 6.-HIDROGEOQUIMICA.............................................................................................................................23 7.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.......................................................................................23 7.7 DISEÑO ESTRUCTURAL..................................................................................................................24 7.8 DISEÑO ELECTROMECÁNICO.......................................................................................................25 7.9 DISEÑO DE LA AUTOMATIZACIÓN,TELEMETRÍA Y SCADA................................................25 7.10 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL .......................................................................................27 7.11 ESTUDIO DE TRÁNSITO...............................................................................................................27
Gerencia de Proyectos y Obras SEDAPAL
7.12 ESTUDIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: .......................................................................................................................................................................29 7.12.1 GENERALIDADES: ................................................................................................................................29 7.12.2. EL PLAN DE SEGURIDAD Y LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL: ...................................30 7.12.3. PRESUPUESTO DEL PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL: ..............................................................30 7.12.4. TRABAJOS POSTERIORES: .....................................................................................................................30 7.13 ASPECTOS LEGALES.....................................................................................................................30 7.14 MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ..................................................................31 8.0 DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TECNICO: (ORIGINAL Y TRES COPIAS)........................31 8.1 COORDINACIÓN CON EMPRESAS DE SERVICIOS Y OTRAS ENTIDADES:...........................31 8.2 METRADOS PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES: ...........................................................32 9.0 CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACION DEL SERVICIO.........................................34 10.0 EXPEDIENTE TECNICO DE CONTRATACIÓN............................................................................35 11.0 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO........................................................................................35 12.0 MONTO DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO .........................................36 13.0 PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO..........................................................................36 14.0 SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO .............................................................................37 15.0 DE LA FORMA DE PAGO....................................................................................................................37 16.0 DE LA PENALIDAD .............................................................................................................................38 17.0 RECURSOS HUMANOS Y FISICOS MINIMOS REQUERIDOS...................................................38 18.0 ANEXOS...................................................................................................................................................38 ANEXO 2: PROCEDIMIENTOS, NORMAS Y EXPECIFICACIONES TECNICAS.........................38
CONSULTORIA y Obras OBRA PARA LA ELABORACION DEL laESTUDIO del Estudio Definitivo Y DEFINITIVO y Consultoria de Obra para elaboracion Gerencia de Proyectos DE del EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO Expediente TecnicoPotableY Alcantarillado del Esquema Prolongacion : AMPLIACIONproyecto : Ampliacion y Mejoramiento de los MEJORAMIENTO DE LOS SEDAPAL Sistemas de Agua y Nicolas de Pierola- DEL ESQUEMA Distrito Ate- Vitarte SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Santa Clara Sur y Anexos - PROLONGACION NICOLAS DE PIEROLA- SANTA CLARA SUR Y ANEXOS - DISTRITO ATE- VITARTE
1.0 ANTECEDENTES La Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL, en su afán de ampliar y prestar mejor servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado a la ciudad de Lima, viene elaborando estudios y ejecutando obras que hacen posible traducir esa misión en acceso directo de la población a estos servicios básicos, los mismos que permitirán mejorar su condición de vida. Para este fin, se ha previsto la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente técnico del proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para El Esquema Prolongación Nicolás de Piérola – Santa Clara Sur y Anexos – Distrito de Ate Vitarte”, de código SNIP 122182, cuyo objetivo es permitir y definir a detalle la alternativa seleccionada en el estudio a nivel de pre inversión y calificada como viable. Asimismo mejorar las condiciones técnicas para ampliar la cobertura del servicio de Agua Potable y Alcantarillado en la zona Centro de Lima, que comprende parte del Distrito de Ate Vitarte. El área de influencia del proyecto se ubica en la jurisdicción del distrito de Ate Vitarte en la Provincia y departamento de Lima. De los predios existentes en la zona el 13.41% cuentan con conexiones de agua y desagüe de lo cual se proyecta para el primer año la ampliación de 100.00% de nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado respectivamente. En la actualidad, el servicio de agua potable existente pertenece al sector de Abastecimiento de Agua Potable 177 del Distrito de Ate Vitarte contando con infraestructura existente los reservorios R-252 (V=500m3, CF=386.3msnm.) que es alimentado por el pozo P-320 y R-El Remanso (V=250m3,) que es alimentado por el pozo P-745, los cuales abastecen y distribuyen agua a través de redes y conexiones domiciliarias a las Habilitaciones Urbanas Manylsa y el Remanso respectivamente, las cuales tienen una antigüedad de 25 años, y su estado es regular, por lo cual en el presente estudio se propone las mejoras de los componentes hidráulicos que son necesarias para el buen funcionamiento del sistema. En cuanto al Sistema de Alcantarillado, no existen Obras Generales, ni secundarias, lo que ha provocado que la población haga uso de silos como servicios higiénicos y que las aguas residuales de los servicios sean evacuadas hacia las calles, generándose así focos infecciosos que atentan contra la salud pública. 2.0 OBJETO El objetivo del presente Concurso es la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente técnico a nivel de ejecución de obra del proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para El Esquema Prolongación Nicolás de Piérola – Santa Clara Sur y Anexos – Distrito de Ate Vitarte” aprobado y viable, a fin que generen las condiciones para la mejorar y optimizar la alternativa seleccionada en el estudio de pre inversión en mención de los componentes establecidos para el sistema de agua potable y alcantarillado de las habilitaciones involucradas; debiendo elaborarse el expediente a nivel de ejecución de obra para: Sistema de Agua Potable: • • • • • • Perforación de Pozos Proyectado PP-01, PP-02, PP-03 y PP-04. Mejoramiento de Pozos Existentes P-320 y P-745 Construcción de Reservorio de Rebombeo Proyectado y Equipamiento de RRP-01 de 200 m3, RRP-02 de 700 m3, RRP-03 de 250 m3, RRP-04 de 850 m3,RRP-05 de 500 m3. Construcción de Reservorio Apoyado Proyectado y Equipamiento de RAP-01 de 450 m3, RAP-02 de 300 m3, RAP-03 de 150 m3, RAP-04 de 100 m3,RAP-05 de 100 m3. Mejoramiento de Reservorio Apoyado Existente R-252 de 500 m3 y R-El Remanso (V=250m3). Construcción y Equipamiento de Cisterna Proyectada CP-01 de 600 m3,CP-02 de 100 m3 y CP-03 de 200 m3.
reservorios y cualquier infraestructura proyectada que se indique en el planos PG-01 y PG-02. Nº 029 – 2007. RRP-02. sin que esto conlleve a adicional alguno. que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estado. así como la ubicación de las válvulas. Finalmente. deben hacer el levantamiento Topográfico de toda el área de estudio. • Línea de Rebose de los Reservorio Apoyado Proyectado RAP-01. • Línea de Impulsión de la Cámara de Bombeo Desagüé • Instalación de Colectores Principales. teniendo en cuenta la alternativa seleccionada en el estudio a nivel de pre inversión y calificada como viable. el consultor debe coordinar con SEDAPAL para definir los puntos de derivación y empalmes previstos. • Línea de Rebose de los Reservorio de Rebombeo Proyectado RRP-01. Instalación de Troncales estratégicas en sub – sectores Proyectadas. Nº 184-2009-EF.09. mejorando y optimizando el trazo de tuberías.71 m3 y CDP-02 de 0. debiendo modificar y/o implementar las estructuras y/o trazos de tubería que fueran necesarias.Santa Clara Sur y Anexos . RRP-04 y RRP-05. • Decreto Legislativo N° 1017. Reservorio de Rebombeo y Cisterna Proyectados. 2 .VIVIENDA del 28. accesorios y demás elementos necesarios. debe ser establecidos por el Consultor en su proyecto. • Línea de Rebose de las Cisternas proyectadas CP-01 y CP-02 • Redes de secundarias alcantarillado • Instalación de Buzones • Instalación de nuevas conexiones domiciliarias El diseño y trazo indicados líneas arriba.0 BASE LEGAL. Instalación de redes de distribución Principales. Intervención Social • Implementación de acciones de intervención Social (ver anexo respectivo). RAP-03. Instalación de líneas de impulsión desde Pozos . RAP-04 y RAP-05.Gerencia de Proyectos y Obras SEDAPAL Consultoria de Obra para la elaboracion del Estudio Definitivo y Expediente Tecnico del proyecto : Ampliacion y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Prolongacion Nicolas de Pierola. Instalación de micromedidores conexiones nuevas. Instalación de Cámaras de válvula-(CV) y Cámaras reductoras de presión-(CRP). Construcción de Escalera y Camino de Acceso de Reservorio Apoyado Proyectado. El Consultor debe coordinar y definir con SEDAPAL el área de influencia del estudio.Vitarte • • • • • • • • • • Construcción de Cerco Perimétrico de Pozos Proyectado y Existentes.2007 del ítem Nº 07 “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para El Esquema Prolongación Nicolás de Piérola – Santa Clara Sur y Anexos – Distrito de Ate Vitarte”. Reservorio Apoyado existentes y Cisterna Proyectada. • D. Alcantarillado • Construcción y Equipamiento de la Cámara de Bombeo Desagüé CDP-01 de 0. RRP-03. RAP-02.Distrito Ate. 3. que aprueba el nuevo Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.S. Existentes y Reservorio de Rebombeo. Asimismo. Instalación de micromedidores conexiones existentes. Instalación de redes de distribución Secundarias. Incluido como proyecto priorizado en el Anexo Nº 1 (Ley Nº 29236 y DS.43 m3. Instalación de nuevas conexiones domiciliarias. Reservorio de Rebombeo. tomando como referencia el Estudio a nivel de Perfil Reforzado del proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para El Esquema Prolongación Nicolás de Piérola – Santa Clara Sur y Anexos – Distrito de Ate Vitarte” de código SNIP 122182.
Región Lima. 5. modificado por Resoluciones Directorales Nos. a una altitud de 455 m.Lurin.01 y 004-2009-EF/68. Habilitaciones comprendidas en el Área de Estudio N° N° Lotes Nº Habilitaciones Urbanas Pob.0 UBICACIÓN Y LÍMITE DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL ESTUDIO El Proyecto se desarrollará en el distrito de Ate-Vitarte. • Decreto Supremo N°102-2007-EF que aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Publica.01 que aprueba la Directiva N° 001-2009EF/68.VIVIENDA • Decreto Ley Nº 29338 : Ley de Recursos Hídricos promulgada 23.01. modificado por Decreto Supremo N° 185-2007-EF. Departamento y Provincia de Lima.01.s. • Ley N° 29236 que establece el plazo para el Otorgamiento de viabilidad de proyectos de inversión de saneamiento del 28. El área de estudio se encuentra ubicada en la Región Lima. Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública.S. • Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público aprobadas por Resolución de Contraloría Nº 072-98-C.Gerencia de Proyectos y Obras SEDAPAL Consultoria de Obra para la elaboracion del Estudio Definitivo y Expediente Tecnico del proyecto : Ampliacion y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Prolongacion Nicolas de Pierola. Nicolás Ayllón.MVCS. Nº 039-2008-AG. Cerros Colindantes del límite de Sector de Gloria Alta.0 HABILITACIONES BENEFICIADAS Las habilitaciones urbanas pertenecientes al Esquema “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para El Esquema Prolongación Nicolás de Piérola – Santa Clara Sur y Anexos – Distrito de Ate Vitarte”.09.Distrito Ate. Nº 029 – 2007. modificado por la Ley 28552 y 28802 y por el Decreto Legislativo N° 1005. Formulación y Evaluación Proyectos de Inversión Pública – SNIP. • Ley del Sistema Nacional de Inversión Publica – Ley N° 27293. Vivencia Lotes Habitados 315 1 AH Las viñas de Vitarte 1600 222 1128 Cooperativa de Vivienda Ciudad 2 Jardín 52 264 37 188 3 . Cumbres de cerros que limita con el distrito de Cieneguilla . Estando el área de estudio comprendido dentro del Sector de Abastecimiento Nº 177 y sus límites son: • • • • Por el Norte: Por el Sur: Por el Este: Por el Oeste: Distrito de Lurigancho "Chosica (Margen izquierdo del Río Rímac)". que crea la Autoridad Nacional del Agua .Vitarte • D. • D. • Guía: Identificación. • Resolución de Contraloría Nº 123-2000-CG del 23-06-2000 – Norma 700-06 (Contrataciones y Adquisiciones de Bienes y Servicios u Obras).2007. • Decreto Supremo N°020-2006-Vivienda y Decreto Supremo N° 024-2006-Vivienda.n. Av. Nicolás de Piérola. demográficas y económicas. mediante el cual se incorpora al ANA.2009 • Decreto Legislativo N° 997.m. Nº 006-2009-EF. las Juntas Administradoras Locales del Agua Chillón-Rímac.03. 003-2009-EF/68. Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Las Torres (Entrada a Huachipa). Av. • Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68. y DS. tramo pequeño de Av.ANA como organismo adscrito al Ministerio de Agricultura y que estará encargada de la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos.G. • Resolución de Contraloría Nº 036-2001-CG del 14-03-2001.S. • Ley 27444 Ley de Procedimientos Administrativos Generales.Santa Clara Sur y Anexos . Cuadro Nº 1. Departamento y Provincia de Lima y Distrito de Ate. enmarcado entre las coordenadas 12°02’10” de latitud Sur y 76º53’01” de Longitud Oeste de Meridiano de Greenwich. encargadas de otorgar licencias de Uso de Agua 4. tienen diferentes características sociales.
De Beneficiarios del Programa Municipal Urbano Ambiental "Las 13 Terrazas del Pueblo" Cooperativa de Vivienda las Lomas de 14 Palao 15 Junta de Vecinos Villa Hermosa 16 Sector 29 Sta Clara .La Roncadora Junta de vecinos 5 de Noviembre -3ra 17 Etapa Asoc. Señor de Huayllay 18 Grande 19 Asoc. las habilitaciones no comprendidas en el cuadro N° 01. Xandra 22 Urb. en coordinación con la Supervisión de SEDAPAL.Santa Clara Sur y Anexos . siendo la información proporcionada en cuanto al número de habilitaciones referencial debiendo ser revisada y actualizada por el Consultor EN EL TRABAJO DE CAMPO A DESARROLLAR (toma de encuestas). De Viv. de Vivienda Sol y Campo 21 Urb. Condominio la Roncadora Asociación El Remanso de Santa 23 Clara 24 Cooperativa Manylsa Ltda.Distrito Ate. Brisas del Centro 20 Asoc.Gerencia de Proyectos y Obras SEDAPAL Consultoria de Obra para la elaboracion del Estudio Definitivo y Expediente Tecnico del proyecto : Ampliacion y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Prolongacion Nicolas de Pierola.Vitarte Nº Habilitaciones Urbanas N° Lotes 97 231 852 179 354 204 551 162 193 392 238 126 218 753 198 59 84 301 85 35 356 410 49 15 6 74 6589 Pob. 476 Asociación de Propietarios Los Ficus 25 de Santa Clara 26 Asociación Nebraska 27 Asociación Corazón de Jesús 28 Asociación Señor de Muruhuay TOTAL El beneficio directo por la elaboración del estudio definitivo y Expediente técnico será para las habilitaciones ubicadas dentro del área de estudio y de acuerdo al estudio de Pre inversión declarado viable por la entidad competente. taller participativo y reuniones con los pobladores e instituciones correspondientes como son el Municipio del Distrito de Ate y dirigentes 4 . de Junta de Propietarios de prolg. El Consultor podrá complementar. 493 1173 4328 909 1798 1036 2799 823 980 1991 1209 640 1107 3825 1006 300 427 1529 432 178 1808 2083 249 76 30 376 33472 N° Lotes Vivencia Habitados 67 209 652 179 310 203 538 53 148 283 158 118 215 753 186 44 76 271 77 32 356 410 33 12 6 66 5713 340 1062 3312 909 1575 1031 2733 269 752 1438 803 599 1092 3825 945 224 384 1376 389 160 1808 2083 168 61 30 335 29020 Asociación de Vivienda El Golf de 3 Granja Azul Asociación de Vivienda El Jardín de 4 Santa Rosa de Lima Cooperativa de Vivienda Ramiro Prialé 5 Limitada Asociación de Vivienda Segundo 6 Mercado López Asociación de Vivienda Valle del 7 Mantaro del Perú Asociación de Vivienda UPIS 26 de 8 Mayo Cooperativa de Vivienda Andrés 9 Avelino Cáceres 10 AH Jardines de Santa Clara Agrupación Vecinal Villa del Periodista 11 de Lima Asociación de Vivienda Nueva Villa la 12 Campiña Asoc.
entre otros. casetas. Diseño Electromecánico. metrados. tales como: Estudio Topográfico. El caudal de explotación de los pozos proyectados es de 50 l/s (100 m de profundidad) siendo los rendimientos de los cuatro pozos proyectados de 4.1 REQUERIMIENTOS DEL ÁREA EN ESTUDIO Los requerimientos del Área del Estudio tienen como base el Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil Reforzado Incluido en el Anexo Nº 1 (Ley Nº 29236 y DS.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS GENERALES Y SECUNDARIAS A EJECUTAR A continuación se describen las obras proyectadas.Gerencia de Proyectos y Obras SEDAPAL Consultoria de Obra para la elaboracion del Estudio Definitivo y Expediente Tecnico del proyecto : Ampliacion y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Prolongacion Nicolas de Pierola. Estudio de Suelos y Geotecnia (las calicatas se realizarán en todos los componentes de agua potable y alcantarillado. especificaciones técnicas) con los estudios complementarios tales como : Libre Disponibilidad de Terrenos. Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental. así mismo deben verificar que las Habilitaciones estén acordes con el plan de desarrollo urbano del distrito.5 l/s/m. 6. Sistema de Alimentación Eléctrica. cámaras. Diseño de Automatización. Los pozos al encontrarse en la margen del río Rímac y tener en similitud la litología del suelo. Intervención Social. Diseño Estructural. Sitios y Evidencias Arqueológicas para la obtención del CIRA (Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos). de las cuales el Consultor debe elaborar el Estudio Definitivo y Expediente Técnico (planos definitivos.2007 del ítem correspondiente “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para El Esquema Prolongación Nicolás de Piérola – Santa Clara Sur y Anexos – Distrito de Ate Vitarte” de SNIP 122182 aprobado y declarado VIABLE por la OPI-Vivienda del Ministerio de Vivienda Construcción Saneamiento y la DGPM del Ministerio de Economía y Finanzas. así mismo el Expediente Técnico se debe elaborar a nivel de ejecución.0 REQUERIMIENTOS Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS DEL ÁREA EN ESTUDIO DEFINITIVO 1. presupuestos. presentan las mismas características de construcción. 6. Siendo la profundidad de perforación entre 80 y 100m con un diámetro de 21 pulg. Estudio de Transito. 5 . a fin que permita la ejecución de las mismas. será reforzado con la construcción de cuatro pozos ubicados al margen del río Rímac. Sistema de Automatización. estación de bombeo). Nº 029 – 2007. Diseño de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado. Manual de Operación y Mantenimiento. La elaboración del expediente técnico correspondiente será coordinada y supervisada por el Ingeniero Supervisor de SEDAPAL designado por el Equipo Gestión de Proyectos Centro para ese fin. SEDAPAL entregará los planos de ubicación de las infraestructuras hidráulicas proyectadas (reservorios.Santa Clara Sur y Anexos . cronogramas. así como también en las redes primarías de agua potable y alcantarillado a cada 200 m y en las redes secundarias proyectadas a cada 50 lotes). telemetría y Scada.Vitarte de las habilitaciones.09. Estudio de Hidrogeología.2.Distrito Ate. Todos los alcances determinados por el Consultor deben ser coordinados con el Supervisor de SEDAPAL designado para ese fin. 1.1 Sistema de Agua Potable (ver plano general PG-01) Las Obras generales se abastecerán a través de la fuente de agua proveniente de la perforación de pozos y el mejoramiento de los siguientes componentes hidráulicos: La fuente de abastecimiento para el área de estudio son los pozos existentes P-320 y P-745 cuyo caudal de oferta destinado para el esquema Prolongación Nicolás de Piérola – Santa clara Sur y Anexos.VIVIENDA del 28. debe desarrollar los estudios definitivos. Así mismo.
vigilancia. incluye caseta de válvulas. CP-01 transfiere el recurso hacia la cisterna proyectada CP-03 y a continuación se distribuye hacia los reservorios proyectados RRP-04 y RAP-03. Este reservorio requerirá de línea de suministro eléctrico y una línea tensión según diseño. Construcción de un reservorio Apoyado RAP-01 de 450m3. indica la distribución siguiente: • CP-01 abastecerá al reservorio de rebombeo proyectado RRP-02. Construcción de un reservorio de rebombeo RP-04 de 850m3 en los cerros de la habilitación denominada Cooperativa de Vivienda las Lomas de Palao incluye caseta de válvulas.Gerencia de Proyectos y Obras SEDAPAL Consultoria de Obra para la elaboracion del Estudio Definitivo y Expediente Tecnico del proyecto : Ampliacion y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Prolongacion Nicolas de Pierola. Este reservorio requerirá de línea de suministro eléctrico y una línea tensión según diseño. vigilancia. cerco perimétrico y escalera de acceso. La distribución que atenderá la CP-01 de 600m3 para suministrar a los reservorios respectivos que conciernen al proyecto en mención. Este reservorio requerirá de línea de suministro eléctrico y una línea tensión según diseño. perimétrico y escalera de acceso. Construcción de un reservorio de rebombeo RP-05 de 200m3 en los cerros de la Asociación de Vivienda Nueva Villa la Campiña.Vitarte El sistema de agua potable proyectado se abastecerá por gravedad a partir de los reservorios proyectados. cerco. vigilancia. cerco perimétrico. incluye caseta de válvulas. RRP-05 y RAP-04.Santa Clara Sur y Anexos . Este reservorio requerirá de línea de suministro eléctrico y una línea tensión según diseño. De Beneficiarios del Programa Municipal Urbano Ambiental "Las Terrazas del Pueblo" incluye • • • • • • • • 6 . Este reservorio requerirá de línea de suministro eléctrico y una línea tensión según diseño.00 msnm. Este reservorio requerirá de línea de suministro eléctrico y una línea tensión según diseño. Construcción de un reservorio de rebombeo RRP-02 de 700 m3 y cota de fondo de 460. Construcción de un reservorio Apoyado RAP-04 de 100m3. cerco perimétrico. en los cerros de la habilitación denominada “Agrupación Vecinal Villa del Periodista de Lima” incluye caseta de válvulas. • • A su vez. Asimismo este reservorio requerirá de suministro eléctrico y una línea tensión según diseño. en los cerros de la “Asociación de Vivienda Segundo Mercado López incluye caseta de válvulas. Este reservorio requerirá de línea de suministro eléctrico y una línea tensión según diseño. cerco perimétrico. CP-01 transfiere el recurso hacia la cisterna proyectada CP-02 donde posteriormente abastecerá a los reservorios proyectados RRP-03. sin antes pasar por la cámara de derivación CD-01 y entregar parte del recurso al reservorio apoyado proyectado RAP-01. en los cerros deL AH Las viñas de Vitarte”. Por otro lado para el almacenamiento se plantea la construcción lo siguiente: • Construcción de un reservorio de rebombeo RRP-01 de 200m3. la cisterna proyectada CP-01 será abastecida por medio de una línea de impulsión de 450m3. cerco perimétrico y escalera de acceso. cerco perimétrico. en los cerros de la Cooperativa de Vivienda Ramiro Prialé Limitada. Construcción de un reservorio Apoyado RAP-03 de 150m3. en los cerros de la Asoc. posteriormente se emiten las aguas hacia los reservorios proyectados RRP-01. desde los pozos proyectados ubicados al margen del Río Rímac. cerco perimétrico y camino de acceso. Construcción de un reservorio de rebombeo RRP-03 de 250m3. vigilancia. incluye caseta de válvulas.Distrito Ate. incluye caseta de válvulas. Construcción de un reservorio Apoyado RAP-02 de 300m3. vigilancia. en los cerros de la Junta de vecinos 5 de Noviembre -3ra Etapa. vigilancia. RAP-05 y RAP-02. en los cerros de la Cooperativa de Vivenda Andrés Avelino Cáceres. que serán abastecidos a partir de una Cisterna Proyectada CP-01. incluye caseta de válvulas. vigilancia. vigilancia.
Gerencia de Proyectos y Obras SEDAPAL Consultoria de Obra para la elaboracion del Estudio Definitivo y Expediente Tecnico del proyecto : Ampliacion y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Prolongacion Nicolas de Pierola. Construcción y Equipamiento de Cisterna Proyectada CP-01 de 600 m3.RRP-05 de 500 m3.Santa Clara Sur y Anexos . En la actualidad. cisterna.CP-02 de 100 m3 y CP-03 de 200 m3. PP-02. • • El desarrollo del Estudio definitivo y expediente Técnico del Sistema de Agua Potable mostrado en los Planos Generales PG-01.. Mejoramiento de Pozos Existentes P-320 y P-745 Construcción de Reservorio de Rebombeo Proyectado y Equipamiento de RRP-01 de 200 m3. Instalación de nuevas conexiones domiciliarias. Este reservorio requerirá de línea de suministro eléctrico y una línea tensión según diseño. el colector circunvalación dirige aguas residuales a la playa la Chira. Existentes y Reservorio de Rebombeo.43 m3.2 Sistema de Alcantarillado (ver plano general PG-02) En la solución que se plantea para el alcantarillado se han proyectado colectores primarios y colectores secundarios de recolección cuyas aguas residuales descargarían hacia el Colector existente Nicolás de Pierola. en los cerros de la Asociación El Remanso de Santa Clara. 7 . PP-03 y PP-04. 6. Instalación de micromedidores conexiones nuevas. Miguel Grau. vigilancia.Distrito Ate. en los cerros del Cooperativa Manylsa Ltda. 476. RAP-02 de 300 m3. Construcción de Reservorio Apoyado Proyectado y Equipamiento de RAP-01 de 450 m3. RAP-04 de 100 m3. incluye caseta de válvulas.Vitarte caseta de válvulas. consecutivamente. • Línea de Impulsión de la Cámara de Bombeo Desagüe • Instalación de Colectores Principales. RRP-02 de 700 m3. Construcción de Cerco Perimétrico de Pozos Proyectado .71 m3 y CDP-02 de 0. Instalación de redes de distribución Principales. Mejoramiento de Reservorio Apoyado Existente R-252 de 500 m3 y R-El Remanso (V=250m3). descargará finalmente al Colector Circunvalación. cerco perimétrico. Reservorio de Rebombeo y Cisterna Proyectados.RAP-05 de 100 m3. Instalación de líneas de impulsión desde Pozos . Posteriormente. Reservorio Apoyado existentes y Cisterna Proyectada. RRP-03 de 250 m3. Instalación de redes de distribución Secundarias. Instalación de micromedidores conexiones existentes. Instalación de Cámaras de válvula-(CV) y Cámaras reductoras de presión-(CRP). en los cerros de la AH Jardines de Santa Clara”. Nicolás de Pierola con la Av. RRP-04 de 850 m3. Construcción de Escalera y Camino de Acceso de Reservorio Apoyado Proyectado. líneas de impulsión y conducción. contempla el diseño y construcción de las obras generales. Instalación de Troncales estratégicas en sub – sectores Proyectadas. El sistema de alcantarillado comprende: • Construcción y Equipamiento de la Cámara de Bombeo Desagüe CDP-01 de 0. cerco perimétrico. vigilancia. Del colector La Molina. • Construcción de un reservorio Apoyado RAP-05 de 100m3. Construcción de una caseta de válvulas y cerco perimétrico para el reservorio existente REEl Remanso de volumen 250 m3. dicho punto de empalme se alcanza en el buzón existente ubicado en el cruce de las Av. Reservorio de Rebombeo. RAP-03 de 150 m3. descargando luego al Colector Vitarte. Colector los frutales y Colector la Molina. Este reservorio requerirá de línea de suministro eléctrico y una línea tensión según diseño.Existentes. Construcción de una caseta de válvulas y cerco perimétrico para el reservorio existente RE252 de volumen 500 m3.2. reservorios. que se detalla a continuación: • • • • • • • • • • • • • • • • Perforación de Pozos Proyectado PP-01.
Santa Clara Sur y Anexos . Asimismo. debe considerar como segunda opción para el diseño de la disposición final de los colectores primarios de alcantarillado la descarga de los desagües del Esquema hacia la Planta de tratamiento de Aguas Residuales PTARSanta Clara. Colector Vitarte. • Línea de Rebose de los Reservorio de Rebombeo Proyectado RRP-01. el cual a la fecha ya se encuentra en elaboración y que incluye la implementación de de la PTAR “ La Atarjea” . sin embargo se ha determinado que es factible la descarga hacia el Colector existente Nicolás de Pierola teniendo en cuenta que SEDAPAL viene desarrollando los siguientes estudios que solucionaran dicha problemática: a. de existir retrasos en el avance de los estudios indicados anteriormente principalmente en el correspondiente al item a) que no permitan obtener la conformidad respectiva del Equipo Recolección Primaria. N° 0002-2009-CO-SEDAPAL correspondiente al Estudio definitivo.133.S.m) y el colector proyectado de llegada a la PTAR Santa Clara (403 m. La Gloria. RAP-03.s.D. Nievería y Cerro Camote . RAP-02.131.E. De las Coordinaciones realizadas con el Consorcio La Gloria se ha considerado para el año 0 (2010) incluir la descarga final del efluente de todos los desagües provenientes del Esquema Prolongación Nicolás de Piérola – Santa Clara Sur y Anexos – Distrito de Ate Vitarte a dicha PTAR. En este sentido.134 y 135 . RRP-04 y RRP-05.n.P. hasta el ingreso al colector que va hacia la playa Chira. • Línea de Rebose de las Cisternas proyectadas CP-01 y CP-02 • Redes de secundarias alcantarillado • Instalación de Buzones • Instalación de nuevas conexiones domiciliarias De las coordinaciones realizadas con el Equipo Recolección Primaria. planta que incluye dentro de su área de drenaje al área que comprende al Esquema Prolongación Nicolás de Pierola. debiendo en Consultor realizar los diseños respectivos y obtener la libre disponibilidad de los terrenos que sean necesarios. P.132. RRP-03. preveniendo que no se produzca ninguna falla operativa en dicho recorrido del colector Circunvalación para el que se prevee la ampliación y reforzamiento de su capacidad. cuyo diseño a nivel de Expediente Técnico en la actualidad viene siendo desarrollando en la L.n. consecutivamente. RRP-02.130.Distrito Ate. Horacio Zevallos y Anexos – Distrito Ate Vitarte” a cargo del Consorcio La Gloria.s. RAP-04 y RAP-05. el Consultor deberá evaluar el impacto de la descarga de las aguas residuales en todo el recorrido del sistema de alcantarillado existente desde su inicio (empalme al Buzón existente del colector Nicolás de Piérola) hasta la descarga final hacia el Colector Circunvalación incluyendo al Colector Ceres. N° 0009-2009-SEDAPAL correspondiente al Perfil de Proyecto “Esquema Cajamarquilla. sin que esto implique ampliaciones de plazo y/o adicionales. para lo cual y por la diferencia de cotas existentes entre la llegada del colector de descarga proyectado al Colector existente Nicolás de Pierola (393 m.Gerencia de Proyectos y Obras SEDAPAL Consultoria de Obra para la elaboracion del Estudio Definitivo y Expediente Tecnico del proyecto : Ampliacion y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Prolongacion Nicolas de Pierola.m) sería necesario la implementación de una cámara de bombeo de desagüe con su respectiva línea de impulsión.Santa Clara Sur y Anexos. 8 . Santa Clara. A. Colector los frutales y Colector la Molina.Distrito de Lurigancho y San Antonio de Huarochirí”. el Consultor con la aprobación previa de la Supervisión de SEDAPAL. N° 044-2009/SEDAPAL correspondiente a la elaboración del Expediente Técnico “Instalación del Colector de Alivio del Colector Circunvalación – Distrito de Chorrillos”. debiendo obtener la conformidad respectiva del Equipo Recolección Primaria.P. se ha informado que el Colector Circunvalación (el cual recibe las aguas residuales del presente esquema) se encuentra a la fecha en su máxima capacidad de conducción.Vitarte • Línea de Rebose de los Reservorio Apoyado Proyectado RAP-01. el cual a la fecha ya se encuentra en elaboración a cargo del Consultor Del Castillo Bravo Cesar Enrique y que (como indica) incluye la implementación del Colector de Alivio del Colector Circunvalación. Expediente Técnico y Ejecución de Obra del proyecto denominado “Ampliación y Mejoramiento de los Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para el Esquema Pariachi.Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y alcantarillado de los Sectores 129. b.
Se debe entonces. para tomar conocimiento de la real situación de la zona en estudio. de los detalles del proyecto.1 Recopilación de Información Información requerida para realizar un diagnóstico adecuado de cada inmueble requerido: a) Planos generales de ubicación y localización con referencia a la afectación de predios para el saneamiento físico legal (Esquema general – Saneamiento Físico Legal – Línea de afectación) b) Plano perimétrico y de ubicación de cada inmueble requerido en Sistema PSAD 56 (por tipo de estructura). el Consultor debe entregar toda la información en soporte magnético (CD o USB). • Certificado Literal del Inmueble. 6. se basan en realizar un adecuado diagnóstico de cada inmueble. el Consultor debe gestionar y obtener un acta de compromiso con la población en la zona a intervenir con el acuerdo expreso de gestionar ante la municipalidad de la jurisdicción. se encuentra en posesión del propietario registral o de un tercero. expedido por los Registros Públicos (RRPP).Gerencia de Proyectos y Obras SEDAPAL Consultoria de Obra para la elaboracion del Estudio Definitivo y Expediente Tecnico del proyecto : Ampliacion y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Prolongacion Nicolas de Pierola. tratándose de inmuebles no inscritos en los RRPP c) Memoria Descriptiva de cada inmueble requerido. que permita determinar adecuadamente el mecanismo legal necesario para obtener la libre disponibilidad de los mismos. deben incluir como mínimo: Nombre de propietarios. de tal manera.Vitarte 6. se debe solicitar a estos poseedores.2.3 Libre Disponibilidad de los Terrenos Los requerimientos del área para el estudio de los inmuebles necesarios para la ejecución de las obras propias del proyecto. En el caso que el predio se encuentre en un área de mayor extensión y se requiera independizar. se debe solicitar los datos de identidad del referido poseedor. mediante carta dirigida a su persona. cuadro de áreas y coordenadas (Sistema PSAD 56).Distrito Ate. • Plano de Independización y Remanente • Memoria descriptiva del predio a independizar • Memoria descriptiva del predio remanente Los planos. Asimismo. no cuente con propietario inscrito en los Registros Públicos y se encuentre en posesión de una o más personas naturales. d) Se debe recepcionar una carta del propietario del inmueble y del poseedor del mismo (de existir este). otorgando su conformidad con la ejecución del proyecto y dando a conocer su predisposición de contratar con SEDAPAL y de sus pretensiones económicas. el otorgamiento de la respectiva factibilidad de los servicios básicos en predios con posesiones informales se otorgará previa presentación del certificado o constancia de posesión emitido por la municipalidad de la jurisdicción.Santa Clara Sur y Anexos . 9 . una constancia de posesión expedida por la Municipalidad correspondiente. • Certificado Catastral de cada inmueble. • Respecto del otorgamiento de factibilidad de servicios Conforme lo establecido en los artículos 25°. en el caso que el inmueble se encuentre en posesión de un tercero. y en la que se debe determinar las siguientes circunstancias: a) Si el inmueble requerido. el certificado o constancia de posesión antes del inicio de la obras. que el inmueble requerido. de ser el caso. c) Se debe contactar con el propietario del inmueble y con el poseedor del mismo (de existir este) a fin de informarle.2. realizar todos los trámites requeridos para realizar un diagnóstico adecuado y así lograr la obtención de los terrenos (Saneamiento Legal) para el sistema de agua potable y alcantarillado del Proyecto. e) En el caso. Para obtener la información que se detalla en este punto utilizar de preferencia los resultados de las búsquedas catastrales en SUNARP. tratándose de inmuebles inscritos en RRPP. Asimismo. número de fichas regístrales o partidas electrónicas. b) Se debe determinar.3. 26° y 27° de la Ley de desarrollo y complementaria de formalización de la propiedad informal – Ley 28687. Para este fin. además de los requisitos descritos en los puntos precedentes. lo siguiente: • Plano del predio matriz y su memoria descriptiva.2.2 Inspección y Trabajo de Campo Se debe levantar un acta de inspección de campo. 6.3. la condición de este y el vínculo que mantiene con el propietario. expedido por los Registros Públicos (RRPP).
el consultor debe indicar la institución ante la cual SEDAPAL debe tramitar y solicitar la referida afectación en uso.Distrito Ate. el Consultor debe coordinar el desarrollo de esta actividad con el Equipo de Registro Control Patrimonial de SEDAPAL.2. en el que se incluyan las alternativas de solución. por la envergadura de las obras que se construirán en el inmueble o por cuestiones técnicas propias del proyecto. así como para la suscripción de los contratos que el Consultor tenga la obligación de tramitar.Gerencia de Proyectos y Obras SEDAPAL Consultoria de Obra para la elaboracion del Estudio Definitivo y Expediente Tecnico del proyecto : Ampliacion y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Prolongacion Nicolas de Pierola. para obtener a nombre de SEDAPAL la libre disponibilidad de terrenos requeridos.3.3. debe tramitar ante el propietario o poseedor. 6. debe contener un diagnóstico físico legal de cada inmueble precisando todos los datos contenidos en la documentación recabada. es de propiedad del Estado o de alguna Institución Pública. el expediente de saneamiento físico legal debe contener: a) Resumen de los predios con posibilidades de saneamiento físico legal. debe presentar el contrato de cesión de derechos posesorios con firmas legalizadas del poseedor del bien. indicando el procedimiento de consolidación de derechos (acto jurídico) a utilizar. 6.2. éste coordinará directamente con las áreas de SEDAPAL y/o con Instituciones Públicas.3 Coordinación con Áreas de SEDAPAL e Instituciones Públicas A solicitud de SEDAPAL ó cuando el Consultor lo estime necesario. la suscripción de los contratos de servidumbre y/o cesión de derechos posesorios. para el mejor cometido en la elaboración del Expediente de Saneamiento Físico Legal. sea necesario que SEDAPAL adquiera la propiedad del bien. g) Conclusiones y recomendaciones Adicionalmente a esta documentación y antes del inicio del proceso de saneamiento físico legal. Asimismo. d) Si el inmueble requerido. f) Estudio de mercado determinando un valor referencial de cada predio (utilizar un sistema simplificado) de acuerdo a la zona. gestiones y trámites técnicos – administrativos. Finalmente. el consultor debe solicitar que tal circunstancia sea sometida a consideración del Directorio de SEDAPAL. el estudio Definitivo y expediente técnico a elaborar por el Consultor debe cumplir con los requerimientos y pasos establecidos en el procedimiento GPOPRO55-SEDAPAL para obtener la “Disponibilidad de Terreno para los estudios a Nivel de Pre inversión y Inversión”. b) Minuta de servidumbre con firmas legalizadas del propietario del inmueble c) Solo en los casos que no exista propietario inscrito en los Registros Públicos. Adicionalmente a ello. en atención a lo establecido en el inciso “p” del Artículo 48 del Estatuto de SEDAPAL.4 Desarrollo del Expediente de Saneamiento Físico Legal: a) El consultor. e) Si.2. b) En el caso que se requiera adquirir el inmueble en compra-venta. legales y notariales requeridos para la suscripción de los contratos de servidumbre y/o cesión de derechos posesorios. En cuanto a los costos por disponibilidad del terreno. 10 . contendiendo los datos de identidad del mismo. Asimismo. el Consultor tendrá a su cargo todos los gastos que se incurra por diagnósticos (estudios).Vitarte 6. para obtener a nombre de SEDAPAL la libre disponibilidad de terrenos (Expedientes de Saneamiento Físico Legal por cada inmueble). según corresponda.5 Expediente de Saneamiento físico Legal – Entregables: El expediente de saneamiento físico legal.Santa Clara Sur y Anexos . se debe solicitar una tasación comercial actualizada del inmueble a la Dirección Nacional de Construcción del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento. el Consultor debe entregar un informe preliminar que contenga el Plan de Trabajo y el Diagrama de Gantt estableciendo el tipo y tiempo de duración de las actividades. c) En el caso que se requiera adquirir el inmueble mediante afectación en uso del mismo.3. Resumen de los predios con problemas de saneamiento. se debe presentar un informe técnico que justifique la necesidad de solicitar la afectación en uso del referido inmueble. se debe presentar un informe técnico que justifique la necesidad de solicitar la compraventa del bien.
los cuales deben realizarse con la debida anticipación. aducción. Asimismo se tendrá en consideración el Ítem 7. Para el tramite del CIRA ante el INC. con las cuales se debe contar antes de iniciar la ejecución de la Obra.5 Sistema de Alimentación Eléctrica El Consultor debe realizar todas las gestiones y transmites requeridos para obtener los suministros Eléctricos correspondientes y los Puntos de Alimentación Eléctrica requeridos ante la Entidad prestadora de Servicio Eléctrico. VER ANEXO 3 : Términos de Referencia Intervención Social 6. evitando así inconvenientes e imprevistos al desarrollo de la misma. estaciones de bombeo agua y desagüe.2.Vitarte 6. Para este fin se han incorporado a este estudio como Anexo los Términos de Referencia del estudio Intervención Social y que coordinadamente con el Equipo Acompañamiento Social lo desarrollará. 6. Para lo cual debe considerar todos los componentes y Equipos que sean necesarios para sui integración Total de los Esquemas. colectores y redes) no deben pasar mas de 5 km (longitud acumulada) y en cuanto a los Áreas donde se proyecten infraestructuras hidráulicas (reservorios.Santa Clara Sur y Anexos . Asimismo. Topógrafo técnico. el estudio Definitivo y expediente técnico a elaborar por el Consultor debe cumplir con los requerimientos y pasos establecidos en el procedimiento GPOET006-SEDAPAL para obtener la “Sistema de Automatización de las Estaciones remotas Locales y su Integración en el Sistema SCADA del Centro Principal de Control SEDAPAL”. TUPA del INC y la Ley N° 28296 (Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación). cámaras de rebombeo. impulsión. Todos los costos que demanden el trámite y gestiones por concepto de obtener los suministros Eléctricos correspondientes y los Puntos de Alimentación Eléctrica así como los dispositivos legales en materia por derecho de Factibilidad eléctrica serán cubiertos íntegramente por el Consultor. tanto para agua potable como para alcantarillado y la capacitación sanitaria. Asimismo.9 del presente término de referencia “Diseño de la Automatización. pozos.Distrito Ate. reservorios apoyados. se debe cumplir de manera estricta con los procedimientos administrativos y técnicos ante el Instituto Nacional de Cultura. telemetría y SCADA”. 6. como parte de los mismos.6 Sistema de Automatización El Consultor debe establecer para el diseño y la habilitación del Sistema de Automatización Local de los Esquemas Hidráulicos e integrar los mismos hacia el SCADA del centro de control principal de SEDAPAL en la Atarjea. el Consultor debe presentar varios expedientes (carpetas de tramite) teniendo en cuenta que para las líneas proyectadas (conducción. lo que permitirá no dilatar los trámites de aprobación y autorización por parte de dicha entidad rectora sobre el Patrimonio Cultural.2. 11 . a fin de obtener las autorizaciones correspondientes de parte de dicha entidad.2. este evaluación debe ser elaborado por el Licenciado de Arqueología Director del Proyecto de Evaluación y los trabajos serán ejecutados con su personal técnico respectivo Arqueólogo Asistente.Gerencia de Proyectos y Obras SEDAPAL Consultoria de Obra para la elaboracion del Estudio Definitivo y Expediente Tecnico del proyecto : Ampliacion y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Prolongacion Nicolas de Pierola.7 Sitios y Evidencias Arqueológicas El Consultor debe elaborar el estudio de Evaluación Arqueológica en sus modalidades que corresponda: con excavaciones o sin excavaciones. recomendado en el informe del estudio de Restos Arqueológicos en el estudio Pre Inversión del proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para El Esquema Prolongación Nicolás de Piérola – Santa Clara Sur y Anexos – Distrito de Ate Vitarte”. cisternas. cámaras. plantas) no debe pasar mas de 5 Hectáreas (área acumulada). Dichos trámites de presentación deben estar óptimamente adecuados y estructurados de forma tal que se cumpla con lo establecido en el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas. para cada una de las Pozos.4 Intervención Social La intervención social está relacionada con la divulgación del sistema a instalar. Dibujante y Obreros in situ requeridos para realizar las excavaciones de toda el área a intervenir donde se realizara las obras. personal Auxiliar en topografía.2.
se ha proyectado con tuberías cuya presión nominal de trabajo sea de acuerdo a lo indicado en las Disposiciones Específicas de SEDAPAL. presentarlo ante el INC y lograr su aprobación. (la clase de las tuberías. esta en la obligación de elaborar el Proyecto de Rescate Arqueológico. así como las especificaciones técnicas de SEDAPAL vigente y EL Reglamento Nacional de Edificaciones en lo que lo contradiga. Líneas de aducción: Líneas de aducción que conectan por gravedad a las redes de distribución diseñados para tal sistema. Respecto a la Expedición del CIRA (Certificación de Inexistencia de Restos Arqueológicos). implementación y puesta en funcionamiento al 100% de: • Agua Potable En el caso de las tuberías de Agua Potable. Líneas de impulsión proyectadas: Serán tuberías de Hierro Ductil – HD.Santa Clara Sur y Anexos . Estas líneas de impulsión irán protegidas doblemente contra el golpe de ariete.1 CONSIDERACIONES A LOS ALCANCES DEL PROYECTO: El expediente técnico a elaborar debe cumplir con los requerimientos exigidos en el Reglamento de Elaboración de Proyectos de SEDAPAL vigente. contempla entre otros.Gerencia de Proyectos y Obras SEDAPAL Consultoria de Obra para la elaboracion del Estudio Definitivo y Expediente Tecnico del proyecto : Ampliacion y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Prolongacion Nicolas de Pierola. b.FONAFE–MEF y por la DGPM del MEF. hasta 300 mm.Distrito Ate. de diámetros variables desde 25 mm. el diseño. hasta 315 mm. nominal de trabajo sea de acuerdo a lo indicado en las Disposiciones Específicas de SEDAPAL. equipamiento. Deben.0 ESTUDIOS A CONSIDERAR PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO El estudio definitivo a nivel de expediente técnico a elaborarse tendrá que estar enmarcado dentro de los lineamientos establecidos por nuestra Empresa para el Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Lima y en especial debe considerar como base lo establecido en el estudio de Preinversión a nivel de Perfil Reforzado del proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para El Esquema Prolongación Nicolás de Piérola – Santa Clara Sur y Anexos – Distrito de Ate Vitarte” . la elaboración de un Proyecto de Rescate Arqueológico de las áreas comprometidas. 7.Vitarte Como consecuencia de la revisión de las carpetas de trámite. Todos los costos que demanden el trámite y gestiones por concepto de Sitios y Evidencias Arqueológicas serán cubiertos íntegramente por el Consultor. cuya presión 12 . de diámetros variables desde 90 mm. se debe completar el funcionamiento de estas líneas con las válvulas de interrupción (guardia). el estudio Definitivo y expediente técnico a elaborar por el Consultor debe cumplir con los requerimientos y pasos establecidos en el procedimiento GPOPRO53-SEDAPAL “Estudios de Arqueología en las Fases de Pre inversión y Inversión de proyectos”. El Consultor. El Desarrollo del Proyecto. valvulas y accesorios seran como minimo del doble de la presion de trabajo). tener en su recorrido válvulas de aire y de purga en los puntos convenientes que lo requieran.aprobado y declarado VIABLE por la OPI. (la clase de las tuberias. Como Producto de la indicada Evaluación. Además. la misma que se debe realizar en esta etapa de Estudio. alcantarillado que se viene ejecutando en dicha zona de estudio. además. debiéndose instalar válvulas de alivio en la estación de bombeo o de rebombeo y válvulas de alivio en la conexión de llegada al reservorio de descarga. instalación. válvulas y accesorios serán como mínimo del doble de la presión de trabajo). el INC puede solicitar previo al CIRA. de mantenimiento (purga y aire) y/o accesorios que serán de la clase que pueda admitir las máximas condiciones de trabajo y pueda ser compatible con la clase de tubería. la construcción. e información complementaria que proporcione SEDAPAL sobre las obras de agua potable. previo al Estudio Definitivo. en este caso. Este Proyecto traducido en un Expediente Técnico debe permitir a SEDAPAL convocar dicho Servicio. correspondiendo a SEDAPAL efectuar el pago al INC por dicho concepto. las Gestiones y Transmites serán realizados por el Consultor. Asimismo. se considerará de acuerdo a las Normas Técnicas GPO0DA004 ver ANEXOS. a. que realice una Evaluación Arqueológica. el INC puede solicitar al Consultor. 7.
accesorios.Santa Clara Sur y Anexos . Eventualmente y sólo en caso de absoluta necesidad. eléctricos e integrados al funcionamiento automático (hidráulico-eléctrico). De acuerdo a lo definido en el Estudio de Suelos. n. vía señal inalámbrica. equidad en dimensiones. diseños y solución de todo tipo de interferencias con redes de servicio público. antes de proceder a la adquisición y obtener su aprobación antes de proceder a la adquisición de los mismos. la cantidad de cloruros del terreno esta muy por debajo los límites permisibles. con su correspondiente sustentación de los elementos utilizados. i. capaz de gobernarse automáticamente. Las estructuras de almacenamiento (reservorios) deben ser edificaciones que guarden e. respetando las normas y reglamentos vigentes. con el sustento y garantía del fabricante. se podrán utilizar accesorios de 13 .Vitarte c. todas las características técnicas y catálogos de los fabricantes de todos los equipos. con descripciones claras y precisas. capacidad y arquitectura con el sector donde se desarrollen. suministro de energía eléctrica para el equipamiento. vías de transporte. El Consultor debe presentar a SEDAPAL a través de la Supervisión de la obra. equipamiento y otros a utilizarse en el proyecto. La equivalencia comercial de cada una de las tuberías principales ha utilizarse debe ser transformada a la calificación que se cita en las Disposiciones Específicas de SEDAPAL. accesorios y elementos que intervengan en el equipamiento mecánico. debe cumplir con la normatividad y especificaciones técnicas de SEDAPAL. adjuntando las especificaciones técnicas correspondientes y acompañando catálogos de los fabricantes en idioma español. g. El material de las tuberías y/o accesorios a usarse en la ejecución de los empalmes. Los accesorios a utilizar en las líneas serán de una presión nominal de trabajo según lo indicado en las Disposiciones Específicas de SEDAPAL. eléctrico. Las instalaciones hidráulicas de las estaciones de bombeo y/o cámaras serán diseñadas y suministrados para PN16 como mínimo y mayores cuando el caso lo requiera. m. l. f. iluminación. El sistema de abastecimiento de agua potable está concebido como un sistema de funcionamiento con controles hidráulico-eléctrico. caso contrario es de su única responsabilidad lo que pueda traer consigo esta falta. h. especificando sus respectivas garantías. con uniones flexibles. tráfico. deben indicarse detalladamente. Se debe incluir estudios. en cuanto a las concentraciones de sulfatos los valores registrados están por debajo de los límites permisibles en la zona de las líneas y en las zonas del emplazamiento de los reservorios se encuentra cerca de estos valores por lo que se recomienda usar el cemento tipo II de moderada resistencia a los sulfatos en el sector de implantación de los reservorios. j. k.Distrito Ate. La tensión de trabajo de cada uno de los equipos electromecánicos y tableros de mando será diseñada de acuerdo a la tensión de trabajo 220 y 440 V. Sistema eléctrico y de automatización. con la obra proyectada materia de la presente Licitación. ventilación. Para el sistema de automatización inalámbrico debe tomarse en cuenta las consideraciones del Anexo 2 del presente documento. Etc. Etc. teniendo en consideración el funcionamiento local y remoto a distancia. d. de tal manera que su uso esté sustentado sobre la base de los análisis del suelo y resistividad del terreno ó de lo contrario proteger la tubería con pintado bituminoso u otro tipo de protección contra la agresividad del terreno. hidráulico y de automatización. de acuerdo a la Norma ISO. El equipamiento de las estaciones de bombeo deben contar con todos los elementos mecánicos. válvulas. para lo cual el Consultor debe verificar y efectuar los cálculos correspondientes.Gerencia de Proyectos y Obras SEDAPAL Consultoria de Obra para la elaboracion del Estudio Definitivo y Expediente Tecnico del proyecto : Ampliacion y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Prolongacion Nicolas de Pierola. Las tuberías.
siempre y cuando cumpla con la normatividad de SEDAPAL.Santa Clara Sur y Anexos . de tal forma que se asegure la impermeabilidad de afuera hacia adentro y que resista las condiciones de diseño. Nota: • En general: • La obra se desarrollará respetando los procesos y normas de seguridad que garanticen la ejecución de la misma. De acuerdo a lo indicado anteriormente. Asimismo. Asimismo. r. Las tuberías de agua potable y sus accesorios deben ser de una presión nominal de trabajo de acuerdo a lo indicado en las disposiciones especificas de SEDAPAL y deben estar de acuerdo a la Norma ISO. Estas consideraciones no son limitativas. a fin de preservar las instalaciones de la humedad. fuentes de respaldo. estas líneas deben contar con las válvulas de aire y purga necesarias.Distrito Ate. se considerará de acuerdo a las Normas Técnicas GPO0DA004 vigentes de SEDAPAL ver ANEXOS. se debe contemplar que las estructuras de almacenamiento que requieran la instalación de válvulas de control. equipos y otros elementos que conforman la obra deben contar con certificación nacional o internacional de tal forma que garanticen su calidad. se debe considerar cámaras independientes de las instalaciones hidráulicas. éstas serán del tipo globo modulante de accionamiento hidráulico y/o eléctrico para regulaciones en volúmenes y niveles. teniendo en consideración las presiones de trabajo. los pernos para las juntas de accesorios serán de acero zincado y del grado correspondiente. panel de mando con capacidad de medir parámetros de caudal. p. transductores de presión y niveles. vías de transporte. Eventualmente y sólo en caso de absoluta necesidad. o. tráfico. presión. Se debe prever el sistema eléctrico y de automatización. debiendo ser del tipo unión flexible. tanto hidráulicas como de agresividad externa. rango de regulación de caudales. nivel. s. ventilación. filtros de protección para válvulas de control. para su correcta operación y mantenimiento. además de las válvulas de cierre que permitan la independización de las mismas. Alcantarillado En el caso de las tuberías de Agua Potable.Gerencia de Proyectos y Obras SEDAPAL Consultoria de Obra para la elaboracion del Estudio Definitivo y Expediente Tecnico del proyecto : Ampliacion y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Prolongacion Nicolas de Pierola. las estaciones de control contarán con unidades de intrusismo. con la obra proyectada materia de la presente Licitación. suministro de energía eléctrica para el Equipamiento. En el caso que las instalaciones proyectadas se ubiquen fuera de caseta. Etc. iluminación. excepto para los cambios de dirección cuyas uniones serán efectuadas con accesorios de diseño probados. medidores de caudal. debiéndose cumplir con los requerimientos indicados en los demás ítems que forman parte del presente Términos de Referencia. Se deben contemplar los estudios. y de acuerdo a lo indicado en las Disposiciones Específicas. etc. diámetro nominal. Todas las válvulas a instalar y/o suministrar deben contar con las sustentaciones para su selección. sistema de ventilación forzada. previa aprobación y autorización de la Supervisión. en las instalaciones del proyecto. q. Etc. se podrán utilizar accesorios de acero debidamente zincados. previa aprobación y autorización de la Supervisión. • • 14 .Vitarte acero debidamente protegidos con galvanizado en caliente. de acuerdo a lo indicado en el Estudio de Suelos (sales y resistividad). alarmas. Todos los materiales. diseños y solución de todo tipo de interferencias con redes de servicio público.
• • • • • • • • 15 . como se indican a continuación: • • • • Debe presentar la ficha expedida por el I. Los perfiles longitudinales de las líneas de conducción y/o impulsión. El levantamiento de detalles se ejecutará con estación total digital. etc.Santa Clara Sur y Anexos . se dibujarán a escalas horizontal 1/500 y vertical 1/50 incluyendo la ubicación de cruces e interferencias de las redes de agua. serán ejecutados empleando el sistema en tiempo real.M. jardines árboles..M. Replanteo y verificación de todas las redes existentes de agua. indicando en los planos los B. en planta a escala 1/500 con curvas a nivel cada medio metro. alcantarillado. buzones de teléfonos. Los planos de planimetría..2.Gerencia de Proyectos y Obras SEDAPAL Consultoria de Obra para la elaboracion del Estudio Definitivo y Expediente Tecnico del proyecto : Ampliacion y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Prolongacion Nicolas de Pierola. Levantamiento topográfico 7. 7.M.2 ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA DIGITAL 7.2. debidamente monumentados que servirán para el control horizontal. bermas. en el campo y confrontar la información proporcionada por las Empresas de servicios. telefónicas y canalizaciones.2. convenientemente acotadas y referidas a puntos notables.G.Vitarte • • Se deben contemplar los manuales de operación y mantenimiento de la infraestructura proyectada. redes.G. para evitar las dificultades del tránsito.N. Ubicación de las cámaras y otros existentes. y a un B. eléctricas. se efectuarán mediante topografía digital. oficial existente y a escala. río.sobre la ubicación del B.N. • Consideraciones generales • • Se realizarán los levantamientos topográficos a curvas de nivel que requiera el Proyecto. los mismos que serán adquiridos por el Consultor y transferidos a SEDAPAL a la terminación del Estudio.G. Se debe realizar un diagnóstico de vulnerabilidad de las infraestructuras proyectadas de manera que se ejecuten los trabajos necesarios para su protección en el largo plazo. cuando se necesite verificar datos sobre una estructura existente. a escala 1/500 y 1/250 Trazo de las líneas proyectadas y existentes.Distrito Ate. Se indicará toda la información superficial encontrada: Tipo de vías. Nota: Estas consideraciones no son limitativas. pavimento.50 m. debido a los plazos establecidos. Todos los planos topográficos serán dibujados en AUTOCAD y serán entregados con extensión DWG a SEDAPAL. Las curvas a nivel se basarán con un B. canales y otros. Ubicación de las cámaras proyectadas. para lo cual la Consultor debe verificar y complementar la planimetría existente (planos de la Municipalidad de Lima Metropolitana) donde se presenta el trazado urbano. para considerar en el presupuesto su protección durante la ejecución de las obras.M.N. eléctricas. Para el control vertical se establecerá BMs enlazados con BMs oficiales del I. oficial empleado. El levantamiento topográfico establecerá una poligonal de precisión según el perímetro del área del Proyecto.G. Los Levantamientos topográficos. a esc. los manzaneos en la zona urbana. alcantarillado. Se realizará la nivelación y replanteo correspondiente. oficial del sistema Altimétrico del I. Los levantamientos topográficos se efectuarán en coordenadas geográficas y de UTM referidas al sistema I. telefónicas. el Consultor mostrará la ubicación del sistema de agua potable y desagüe a nivel de las tuberías primarias. buzones de desagües.1. realizando las verificaciones necesarias para confirmar ubicaciones. con equidistancia de las curvas de nivel adecuadas a su fin.N. auxiliares para la ubicación exacta de la cámara y/o otras estructuras proyectadas para la obra debidamente documentado. debiéndose cumplir con los requerimientos indicados en los demás ítems que forman parte del presente Términos de Referencia. 1/500 y 1/250 con curvas a nivel cada 0.
Cartografía de buzones existentes y proyectados con información de sus características principales: nombre. incluyendo una descripción de su ubicación. pavimentos.Distrito Ate. tipo. buzones. diámetro. tipo. Se establecerán poligonales secundarias para la ubicación de cisternas. nivel estático. referencia de ubicación. y otras que considere conveniente SEDAPAL. material. código. Cartografía de curvas de nivel cada metro. Se realizará la nivelación y replanteo correspondiente para verificar datos. diámetro. representado como polígonos.50 m para considerar sus reboses. Características de la Información • • • • • • • • • • 7. representado como puntos. código. ejecutados y/o proyectados con información de sus características principales como: nombre. Entrega de Información 7. ejecutados y/o proyectados con información de sus características principales como: nombre. código. Cartografía de válvulas con información de sus características principales: nombre. habilitaciones urbanas. cotas. jardines. postes. Cartografía de pozos existentes con información de sus características principales como: nombre.2. incluyendo planos y archivos en CD. caudal de descarga y otras que considere conveniente SEDAPAL. tipo referencia de ubicación. canales y otras relevantes. referencia de ubicación. caudal.Santa Clara Sur y Anexos . tipo.3 Al término de la aprobación del Proyecto (Expediente Técnico).4 El Consultor. representado como líneas. volumen. representado como puntos. reservorios. Cartografía de líneas de impulsión de desagüe existentes y/o proyectados con información de sus características principales (nombre. volumen. código. la Consultor debe entregar a SEDAPAL los archivos en discos compactos (CD) de la siguiente información: • • Cartografía base urbana empleada en la elaboración del estudio a nivel de manzana con información de habilitaciones urbanas incluyendo las futuras ampliaciones representado como polígonos. material. referencia de ubicación. código. representado como puntos. material. árboles.Vitarte • • • • • En la poligonal básica se emplearán Coordenadas Geográficas. capacidad de conducción y otras que considere conveniente SEDAPAL) representado como poli líneas. antigüedad y otras que considere conveniente SEDAPAL) representado como poli líneas. representado como puntos. código. altura. código. Cartografía de cisternas existentes. cotas. clase. Cartografía de otras construcciones hidráulicas consideradas en el estudio representado como puntos o polígonos según lo considere conveniente SEDAPAL. un punto fijo y una topografía. estaciones de bombeo y otras estructuras especiales a la escala 1/250 con curvas de nivel cada 0.2. áreas de servicio (habilitaciones a servir) y otras que considere conveniente SEDAPAL. representado como puntos y otras que considere conveniente SEDAPAL. cotas. Cartografía de límites de áreas de drenaje. ejecutados y/o proyectados con información de sus características principales como: nombre. Cartografía de reservorios existentes. Cartografía de redes de desagüe existentes y/o proyectados con información de sus características principales (nombre. código. y otras que considere conveniente SEDAPAL. antigüedad. Cartografía de cámaras existentes. con información de cotas. tipo. población. bermas. con información de área.Gerencia de Proyectos y Obras SEDAPAL Consultoria de Obra para la elaboracion del Estudio Definitivo y Expediente Tecnico del proyecto : Ampliacion y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Prolongacion Nicolas de Pierola. nivel dinámico. debe tener en cuenta que dicha información debe cumplir las siguientes características técnicas en la presentación de los planos: 16 . UTM y sus conversiones a topográficas. En el levantamiento se incluirán los detalles de vías. referencia de ubicación. Deben dejarse un BM principal del esquema y BMs auxiliares monumentados para el control vertical. Todos los detalles se presentarán en un informe específico del Estudio Topográfico. representado como puntos. profundidad.
línea de conducción y distribución. Las especificaciones respecto a los atributos o campos de información de cada objeto (Línea. • Estación de Bombeo . garantías. Nota. La dotación de agua se fijará en base a un estudio de consumos técnicamente justificado. el Consultor presentará el estudio Definitivo con el correspondiente sustento técnico y económico. Rebombeo y líneas de Impulsión El consultor diseñará la estación de bombeo en función a los diseños típicos que dispone le Equipo Gestión de Proyectos Centro. instrucciones para su montaje. 7. 17 . debe estar firmado por el Ingeniero especialista responsable de su ejecución y por el Ingeniero Director de Estudio. El consultor deberá recomendar en la memoria descriptiva del estudio definitivo. estas deben ser generadas en arcgis con el Spatial Analyst. Polígono o Punto). Los Caudales de diseño serán definidos para cada uno de los componentes del sistema de agua potable: línea de impulsión. la ubicación. las facilidades para su telemando y control.El Estudio Definitivo Topográfico en su totalidad. así como los términos del suministro. y determinada la ubicación de los pozos el Consultor definirá teniendo en cuenta la integración hidráulica con el sistema existente. diseño hidráulico y estructural del reservorio. los equipos más apropiados a ser incorporados en el sistema diseñado. mantenimiento. • Almacenamiento Conociendo el volumen de almacenamiento requerido para el sistema. de la alternativa aprobada por la supervisión del Estudio.Distrito Ate. pruebas de recepción y las previsiones para sus fácil inspección. La información cartográfica utilizada en los planos Autocad. Datum de referencia World Geographic System 1984 (WGS84)..Vitarte • • • • Sistema de Coordenadas Planas Universal Transverse Mercator (UTM). en concordancia con las Normas de Control Interno para el Área de Obras Públicas. Exactitud Posicional Submétrica ajustados con GPS. debe entregarse en formato shape de ARCGIS con las siguientes características: • • • • • • • • • • • • • Manzanas (polígono) Lote (polígono) Redes de agua Potable existente (línea) Redes de agua Potable Proyectada (línea) Redes de Alcantarillado Existente (línea) Redes de Alcantarillado Proyectada (línea) Reservorio Existente (punto) Reservorio Proyectado (punto) Válvulas Existentes (punto) Válvulas Proyectadas (punto) Buzones existente (punto) Buzón Proyectado (punto) Curvas de Nivel (línea). serán coordinadas con el Equipo Gestión de Proyectos Centro. línea de aducción. Planos para la Presentación en el Estudio sera en Formato DWG .3 DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Definida la fuente de abastecimiento. Se debe verificar lo siguiente: • Dotación y Caudales de Diseño Conociendo el requerimiento de fuente para la zona del estudio se definirá la dotación de agua y los caudales de diseño.Santa Clara Sur y Anexos . reparación y remplazo. los materiales apropiados a la vida útil del sistema. estableciendo las características de los mismos.Gerencia de Proyectos y Obras SEDAPAL Consultoria de Obra para la elaboracion del Estudio Definitivo y Expediente Tecnico del proyecto : Ampliacion y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Prolongacion Nicolas de Pierola.
 Válvulas automáticas de aire (acción simple). los materiales apropiados a la vida útil del sistema. según sea el caso. hasta caudales de 10 l.  Uniones flexibles tipo Dresser. válvulas y accesorios. los que deben sustentados por el Consultor. • Construcción y equipamiento de Casetas de Bombeo. interconectados con relación a niveles de otros reservorios y/o cisternas. las facilidades para telemando y control.  Bomba sumidero y sus accesorios. Rebombeo y Suministro Eléctrico Se definirá la automatización del esquema. indicando los mecanismos de control. comprendiendo básicamente los siguientes equipos y elementos complementarios:  Dos electrobombas horizontales como mínimo y para trabajo alternado. de tipo carrete con orientador de flujo. y contar con las dimensiones apropiadas que permitan el manipuleo. También contarán con iluminación natural y artificial. con su motor vertical. así como los términos del suministro. y ventilación natural o forzada.  Controles de consumo de energía eléctrica: voltímetro. amperímetro.  Válvula automática de alivio o válvula automática anticipadora de presión. El consultor recomendará por escrito. dependiendo su elección de la altura de impulsión y del caudal de bombeo.Gerencia de Proyectos y Obras SEDAPAL Consultoria de Obra para la elaboracion del Estudio Definitivo y Expediente Tecnico del proyecto : Ampliacion y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Prolongacion Nicolas de Pierola.Vitarte • Líneas de Conducción.s.Distrito Ate.  Válvula check de accionamiento hidráulico y automático para apertura rápida y cierre lento. Las fundaciones para los equipos. medición y registro del sistema .  Grupo electrógeno para accionar por lo menos el 50% de la capacidad instalada de los equipos de bombeo. El consultor debe tener en cuenta que sólo para el caso de cisternas y/o reservorios principales. los equipos más apropiados a ser incorporados en el Sistema diseñado. Cosfímetro y totalizador de horas de funcionamiento (Kw-H). para alojar la fuente de energía propia (grupo electrógeno). serán diseñadas de acuerdo al tipo y tamaño de los mismos. para alojar a los equipos de rebombeo con sus elementos complementarios y el segundo. Toda caseta de rebombeo debe tener fácil acceso a las maquinarias y personal de operación y mantenimiento. se tendrá en cuenta los criterios que optimicen el funcionamiento de estas líneas. Los equipos deben contar con sus correspondientes accesorios y mantener los ruidos dentro de los límites permisibles. Aducción.  Medidor de caudal con indicador y registrador de gasto instantáneo en litros por segundo y totalizador de lectura directa en metros cúbicos. con empalme a un buzón existente o proyectado según sea el caso del sistema del alcantarillado. en caso de corte de la fuente normal de energía eléctrica. Red de distribución y Líneas de Rebose limpia En el cálculo Hidráulico respectivo.  Sistema de control automático de arranque y parada.p.El consultor debe sustentar la selección de válvulas de control. Este grupo debe Llevar una llave de transferencia automática. cuando el piso la caseta de rebombeo esté por debajo del nivel del terreno y no permita su evacuación por gravedad en caso de inundación. que se utilizará en casos de emergencia. 18 .  Manómetro con sus accesorios. estableciendo las características de los mismos. montaje y desmontaje de los equipos de rebombeo. de funcionamiento automático. desde donde bombeen dos o más conjuntos de equipos hacia sistemas independientes.  Tablero de Arranque y Parada con sus accesorios internos. incluyendo los elementos de control del sistema de automatización para el funcionamiento alternado de los equipos de bombeo. Para los caudales mayores se utilizarán bombas turbina lubricadas por agua. las casetas se dividirán en dos compartimentos: El primero.Santa Clara Sur y Anexos .  Válvulas de compuerta. La tubería de limpia y rebose también se diseñará en planta y perfil. Las condiciones para el equipamiento dependerán de los requerimientos de cada proyecto.
esta cámara se ubicara aguas debajo de la Cámara de Control. de la misma matriz o de otra. en especial aquellas donde el tendido de tubería es por ambos lados de la calle.  Las presiones deben estar entre 15 mca y 50 mca. Para sectores que cuentan con un solo punto de alimentación se proyecta uno o dos de emergencia. de diámetro que crucen el límite de un sector deben cerrarse por medio de una válvula.  Utilizar de preferencia las avenidas como límite de sector. Para la determinación de un sector se debe tener en cuenta lo siguiente:  El área no debe ser menor a 2 km2. Asimismo se dejará disponible por lo menos un pase de emergencia. Los sectores. • Cámara de Ingreso a Sector Cada sector tiene un punto (o dos en casos excepcionales) de alimentación. mantenimiento. esto se denominara Ingreso a Sector.Vitarte garantías. hasta un máximo de 10. pruebas de recepción y las previsiones para su fácil inspección. considerando redes secundarias complementarias que los anule.  Se debe evitar en lo posible dejar puntos muertos en la red.  Las tuberías mayores o iguales a 160 mm. reparación y reemplazo. deben ser cortadas o toponeadas.000 a 5.  Definir anillos o circuitos conformados por tuberías de gran capacidad.000 unidades de uso en promedio. El tamaño promedio de los sectores es de 2 Km2.Gerencia de Proyectos y Obras SEDAPAL Consultoria de Obra para la elaboracion del Estudio Definitivo y Expediente Tecnico del proyecto : Ampliacion y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Prolongacion Nicolas de Pierola. Los sectores comprenderán alrededor de 5. el filtro.000 conexiones.Santa Clara Sur y Anexos . mientras que las tuberías menores o iguales a 110mm.000 unidades de uso. siempre que estas cumplan con los criterios establecidos previamente por SEDAPAL. derivado de una Línea Matriz. una válvula con actuador eléctrico o hidráulico que permita automatizarla. las válvulas de guarda tipo mariposa y los transductores de presión. sino que será necesario efectuar la rehabilitación del sistema. La entrada de cada sector debe tener un punto de medición de caudal. es decir. de ser posible. El Consultor debe presentar los cálculos hidráulicos de los ajustes hechos sobre los valores previamente admitidos o adoptados realizados en sistema de agua potable del estudio de pre 19 . directamente de una tubería matriz primaria. b) Cámara de Macromedición: Debe estar ubicada aguas arriba de la Cámara de Válvula y en ella se alojara un Medidor de caudal tipo electromagnético. En los distritos de Lima y Callao donde el sistema es de mayor antigüedad no sólo bastará definir sectores. poner en marcha un plan de limpieza y revestimiento de las tuberías de fierro fundido para mejorar las condiciones de rugosidad de las mismas y en otros casos efectuar reemplazos de tubería. instrucciones para su montaje. c) Cámara SCADA: En donde se alojara el Tablero de Automatización y Control (SCADA) y el Tablero de Fuerza d) Cámara de Válvula de Aire: En donde se alojara una válvula de aire. los que serán coordinados con el Supervisor. El consultor realizará la comparación técnico . Los ingresos a sector estarán conformados por 4 cámaras subterráneas denominadas: a) Cámara de Control: En donde se alojara la válvula principal reductora (anular con actuador eléctrico o globo con piloto hidráulico). En la determinación de los sectores se ha considerado la posibilidad de lograr subsectores de 2. • Sectorización La Sectorización consiste en la subdivisión del Sistema de Distribución Secundario en áreas aisladas con una ingreso principal de agua. y de presiones aguas arriba y aguas abajo. respetarán los límites de separación de las zonas de presión.Distrito Ate.económica para los diferentes tipos de materiales de tubería que pudieran usarse en las líneas de impulsión.
a los cuales podrían descargar algunos colectores a diseñar. La tubería de empalme al buzón debe formar un ángulo de 90°. se considerará la capacidad adicional de estas áreas de drenaje. tanto en habilitaciones de uso de vivienda como de uso industrial. no permitiéndose insertar nuevos buzones cortando la tubería existente.Santa Clara Sur y Anexos . lo requiere. siempre y cuando las tuberías no tengan armadura. Las presiones en las redes secundarias de agua potable.  Los empalmes a colectores existentes de 400 mm (16") de diámetro y mayores.   Las conexiones domiciliarias podrán instalarse en colectores de hasta 350 mm (14") de diámetro.  El diámetro mínimo de los colectores será de 200 mm (8"). Estaciones de Bombeo de pozos.Gerencia de Proyectos y Obras SEDAPAL Consultoria de Obra para la elaboracion del Estudio Definitivo y Expediente Tecnico del proyecto : Ampliacion y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Prolongacion Nicolas de Pierola. Al efecto. podrán utilizarse colectores de 150 mm (6") de diámetro. estaciones de bombeo. ∅ 4” (en zonas accidentadas y/o topográficas) siempre y cuando su necesidad se sustente en mejores condiciones hidráulicas de funcionamiento o por su ubicación en zonas accidentadas con calles angostas. a los cuales podrían descargar algunos colectores a diseñar.Distrito Ate. pero de fuertes pendientes.50 m/seg. El Consultor debe presentar los cálculos hidráulicos de los ajustes hechos sobre los valores previamente admitidos o adoptados realizados en el sistema de agua potable del estudio de pre 20 .  La disposición final de los desagües se realizará hacia un emisor o Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. • Áreas de drenaje  Se estudiará la contribución de las áreas de drenaje previendo las posibles zonas de expansión y tipos de uso previstos. condominiales y conexiones domiciliarias.  Los colectores se proyectarán en tramos rectos entre cámaras de inspección. cajas condominiales y buzones de retención de sólidos. ni emisores o en tuberías de diámetros mayores al señalado. zonas arenosas) que carecen de sistemas de recolección de residuos de sólidos cuya ubicación permita su mantenimiento periódico.4 DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO El Consultor elaborará el estudio definitivo del esquema verificando la capacidad de los colectores existentes.Vitarte inversión aprobado y viable. serán de 10 mca como mínimo y de 45 mca como máximo. Si la magnitud de los colectores de entradas y salida al buzón.  Cuando se trate de empalmes a redes existentes de los Conjuntos Habitacionales debe presentar los cálculos o evaluaciones hidráulicas que sustenten que no afectarán el flujo y/o caudal ni el área de drenaje de los sistemas existentes. buzonetas. se harán hacia un buzón. • Colectores primarios y Secundarios. Estos ajustes se realizarán para diseño optimizando el sistema de agua potable con el WATERCAD.  Se verificará la capacidad de los colectores existentes. En todos los casos. debiendo ubicar buzones y/o cámaras de retención de sólidos (cerca de los cerros. 7. se deben diseñar cámaras especiales para el empalme. No se permitirán tramos curvos. No está permitido efectuar conexiones domiciliarias a colectores primarios. Estaciones Booster y/o similar tendrán la suficiente capacidad para poder evacuar los caudales de limpia y/o rebose de esos almacenamientos. tanto principales como secundarios. en el diseño del diámetro de los colectores.  Las líneas de alcantarillado están constituidas por todos los colectores.  Los colectores se proyectarán previendo la contribución de las áreas de drenaje vecinas.  Excepcionalmente y sólo en habilitaciones de uso de vivienda. cámaras de inspección ó buzones. las que serán determinadas en coordinación con SEDAPAL. no debe existir la posibilidad de mal uso de los colectores para la disposición de basuras. con velocidades que no superen los 2.  Los colectores adyacentes a almacenamientos como reservorios y cisternas.
en cuanto a la realización de calicatas se debe considerar lo siguiente: • Una (01) calicata localizada en el eje de la estructura • Dos (02) calicatas diametralmente opuestas en la proyección del perímetro de la estructura. Para cumplir con la condición de auto limpieza se debe aplicar el criterio de tensión tractiva.Los Diseños de Agua Potable y Alcantarillado en su totalidad. Manteniendo velocidades de flujo mínimas de 0. El estudio de suelos incluirá un plano en planta. concreto. transportando el caudal de diseño. al material de las tuberías. Estos ajustes se realizarán para diseño optimizando el sistema de alcantarillado con el SEWERCAD.química de cada tipo de suelo.60 m/seg. tales como: nivel de Cloruros. Para evitar la erosión por velocidades excesivas. Sulfatos. con el detalle de ubicación de las calicatas y tipo de suelo encontrado. PH. indicando el nivel de napa freática de darse el caso. para evitar la sedimentación por poca velocidad de arrastre. en concordancia con las Normas de Control Interno para el Área de Obras Públicas. etc. 7. estimándose una densidad de por lo menos una exploración del terreno por cada 200 m. determinando la agresividad del terreno. así como también en las redes primarías de agua potable y alcantarillado a cada 200 m y en las redes secundarias proyectadas a cada 50 lotes) servirán además para verificar posibles interferencias.químicos para determinar la calidad del terreno en los lugares donde se instalarán las tuberías. Conductividad. fierro y otros materiales de la obra. Así mismo. Nota.Distrito Ate. clase de tubería y diseño de las estructuras.química del suelo en el área donde está ubicada dicha estructura. Para las estructuras existentes también se determinará la calidad físico .5 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA Se requerirá un informe técnico (se adjuntará los originales de los resultados de laboratorio de todas las pruebas realizadas) respecto a la calidad del terreno de modo que se determine los datos necesarios para fijar los diseños de instalación. indicada en el artículo anterior.. Básicamente deben comprender: • • Capacidad portante del terreno en aquellas zonas en las que se localizarán las estructuras del Sistema a las profundidades de cimentación prevista y de la instalación de las tuberías. serán aquellas que satisfagan la velocidad mínima de 0. Se debe considerar además la investigación del suelo mediante calicatas y análisis físico químicos para determinar la calidad del terreno en los lugares donde se instalarán las tuberías (en todos los componentes de agua potable y alcantarillado. la velocidad máxima debe limitarse a 3. 21 . • • Se debe considerar además la investigación del suelo mediante calicatas y análisis físico .00 m/seg. la profundidad de la napa freática para considerar en el Expediente Técnico el procedimiento constructivo adecuado. basándose en los resultados del estudio de suelos.Vitarte inversión aprobado y viable. por donde atravesarán las tuberías y en donde se localicen las estructuras. el Consultor establecerá las medidas de protección adecuadas para cada material y efectuará las recomendaciones para la instalación y fundación de las estructuras (tuberías y cámara).60 m/seg.Gerencia de Proyectos y Obras SEDAPAL Consultoria de Obra para la elaboracion del Estudio Definitivo y Expediente Tecnico del proyecto : Ampliacion y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Prolongacion Nicolas de Pierola. Profundidad y características del basamento rocoso en caso de ser necesario. Calidad físico . También se determinará la estabilidad de la cimentación mediante un estudio geotécnico del área que compromete la estructura. Basándose en estos resultados.. Las pendientes mínimas de diseño. debe estar firmado por el Ingeniero especialista responsable de su ejecución y por el Ingeniero Director de Estudio. se debe realizar una calicata por cada cambio. El Consultor debe prever.Santa Clara Sur y Anexos . que servirán además para verificar posibles interferencias. en caso de que el terreno sea muy heterogéneo. de acuerdo a los diámetros. y otro plano con el correspondiente perfil estratigráfico de los diferentes tipos de suelo a las profundidades requeridas.
6 ESTUDIO DE HIDROGEOLOGIA El especialista en hidrogeología debe proseguir y completar los estudios ya realizados en la etapa de pre inversión a nivel de Perfil Reforzado en coordinación con el Equipo Aguas Subterráneas de SEDAPAL del proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para El Esquema Prolongación Nicolás de Piérola – Santa Clara Sur y Anexos – Distrito de Ate Vitarte” de código SNIP 122182 y a su vez realizar los estudios complementarios y así obtener la fuente de agua requerida para dicho área de estudio. El Estudio de Suelos debe ser presentado a SEDAPAL para ser supervisado por el área correspondiente para poder declarar la conformidad al Estudio.Vitarte También se determinará la estabilidad de la cimentación mediante un estudio geotécnico del área que compromete las estructuras proyectadas. densidad natural y muestreos y registros de exploración • Ensayos de laboratorio: Ensayos estándares y ensayos especiales • Reconocimiento petrográfico macroscópico • Calificación de suelos • Perfiles Estratigráficos • Descripción de la conformación del subsuelo del área en estudio (especificando para cada una de las estructuras y líneas proyectadas) • Análisis de la cimentación • Tipo y profundidad de cimentación (especificando para cada una de las estructuras y líneas proyectadas) • Calculo de la capacidad portante admisible (especificando para cada una de las estructuras y líneas proyectadas) • Determinación de asentamientos (especificando para cada una de las estructuras y líneas proyectadas) • Aspectos sísmicos • Análisis químico de sales agresivas al concreto: agresividad de los sulfatos al concreto y agresividad de los cloruros al fierro. El Estudio Hidrogeológico deberá ser presentado para su aprobación conforme al contenido indicado en el Anexo Nº 3 de la Resolución de Intendencia Nº 470-2008-INRENA-IRH.(de preferencia laboratorios acreditados por INDECOPI). que aprueba el Reglamento de Procedimientos para el 22 . El consultor presentará el volumen correspondiente al Estudio de Suelos que incluye. Nota. en concordancia con las Normas de Control Interno para el Área de Obras Públicas.El Estudio Definitivo de Suelos y Geotecnia en su totalidad. con la finalidad de garantizar la fuente en todo el horizonte del proyecto. Asimismo. como mínimo: • • Descripción y objetivo Ubicación del área en estudio (especificando la ubicación de cada una de las estructuras y líneas proyectadas) • Características del proyecto • Investigaciones realizadas: • Antecedentes geológicos de la zona: Geomorfología y geología • Trabajos de campo: Calicatas. Horacio Zevallos y Anexos”. deberá tener en cuenta las ubicaciones finales de los pozos que se ejecutarán dentro de las Obras correspondientes a la L. N° 0002-2009-CO-SEDAPAL “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema fundo Pariachi. debe estar firmado por el Ingeniero especialista responsable de su ejecución y por el Ingeniero Director de Estudio.Gerencia de Proyectos y Obras SEDAPAL Consultoria de Obra para la elaboracion del Estudio Definitivo y Expediente Tecnico del proyecto : Ampliacion y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Prolongacion Nicolas de Pierola. El Consultor debe cumplir con obtener la fuente de agua para toda el área del estudio.P. La Gloria. mediante la aprobación del Estudio Hidrogeológico ante la Autoridad Local de Agua. evitando interferencias con los mismos. San Juan. 7..Santa Clara Sur y Anexos .Distrito Ate. • Conclusiones y Recomendaciones • Los resultados de los ensayos serán admitidos siempre y cuando provengan de laboratorios reconocidos.
-Inventario de las Fuentes de Aguas Subterráneas 3.Vitarte Otorgamiento de Licencias de Uso de Agua El Informe debe contener como mínimo lo siguiente: 1.-Ubicación del Área de Estudio 1.2.-Conductividad Eléctrica del Agua 6.-Composición Química del Agua 6.6.-Características Lito estratigráficas del Acuífero 3.1.3.3.1. de tal forma de mantener niveles freáticos que no pongan en riesgo el rendimiento de los pozos existentes.4.-Recomendaciones En función del comportamiento de los niveles freáticos durante el funcionamiento de los primeros pozos proyectados. el cual básicamente tendrá como objetivo determinar que la expectativa de los estudios realizados son viables. Para la construcción de los pozos nuevos es recomendable que se cumplan con las especificaciones técnicas establecidas para los trabajos de la perforación mecánica. se recomienda realizar pruebas de bombeo y aforo en los pozos profundos existentes El Consultor especialista en hidrogeología debe realizar un estudio para determinar si es necesario el diseño de la defensa ribereña.-Evaluación de la Variación del Nivel del Freático del Acuífero 4.-Transmisividad 5.-Rasgos Geomorfológicos 3.2.1-Objetivo del Estudio 1.-Rendimiento de los Pozos y fuentes de agua en el Área de Estudio 5.4.Distrito Ate.-Coeficiente de Almacenamiento 5.4.-Condiciones Climáticas y Altitud de la Zona 2.1. Con el objeto de tener mejor información del comportamiento de la napa freática. se debe proceder con los mecanismos y sistemas más convenientes para lograr lo mencionado. se debe prever un programa de recarga de los acuíferos. la instalación de las tuberías ciegas y los filtros.-Índice Geoquimico del Agua 7.3.Santa Clara Sur y Anexos .-GENERALIDADES 1.-HIDRODINAMICA DEL ACUIFERO 4. los trabajos de limpieza y desarrollo del pozo.-Radio de Influencia 5.-Evolución del Nivel Estático en el Área de Estudio 4. el sistema de drenaje y otras alternativas de soluciono.1.1.-Acceso al Área de Estudio 1.-GEOLOGIA DEL AREA DE ESTUDIO 2. 108º y 109º de la Ley de Recursos Hídricos aprobando los siguientes requerimientos para su elaboración.3.-Características del Reservorio Acuífero 3. prueba de verticalidad y alineamiento y la prueba de rendimiento del pozo.2.-HIDROGEOQUIMICA 6. Asimismo el Consultor debe cumplir los lineamientos técnicos establecidos para los estudios hidrogeológicos en el marco Legal: Art.2.-Radio de Influencia Relativo 6.2. 23 .2.-Conclusiones 7.3.-CARACTERISTICAS HIDRAULICAS DEL ACUIFERO 5.-EVALUACION HIDROGEOLOGICA DEL AREA DE ESTUDIO 3.1. la colocación del empaque de grava seleccionada.-Permeabilidad 5.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 7.Gerencia de Proyectos y Obras SEDAPAL Consultoria de Obra para la elaboracion del Estudio Definitivo y Expediente Tecnico del proyecto : Ampliacion y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Prolongacion Nicolas de Pierola.-Característica de la Napa 4.5.-Radio de Influencia absoluto 5.
Los Planos debe indicar el área mínima de reserva y de libre disposición para la protección de las estructuras.7 DISEÑO ESTRUCTURAL El Especialista en Estructuras debe diseñar la infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado. geotécnicos. el estudio Hidrogeológico a elaborar por el Consultor debe cumplir con los requerimientos y pasos establecidos en el procedimiento GPOPRO13 . reservorios apoyados cámaras de válvulas y reductoras de presión. Se presentarán los diseños estructurales para los pozos proyectados. También el Consultor debe cumplir los lineamientos para la Aprobación del estudio de fuentes agua subterránea por la ANA (Autoridad Nacional de Agua). físico . mediante las Juntas Administradoras Locales del Agua ChillónRímac. √ Estudio será realizada por consultores independientes o empresa especializada en estudios de aprovechamiento de fuentes de agua subterránea. se tiene que cumplir requisitos previos antes enviar el expediente al ANA para su aprobación. Nota. a nivel de ejecución de obra.El Estudio Definitivo de Hidrogeológico en su totalidad. Los diseños Estructurales en su totalidad conformado por memoria. planos. El Consultor será responsable de gestionar los trámites correspondientes ante la Autoridad Nacional del Agua ANA.. El Consultor remitirá al Equipo de Aguas Subterraneas (EAsu) el Estudio para su revisión .evaluación y conformidad respectiva para luego ser remitido al ANA. en concordancia con las Normas de Control Interno para el Área de Obras Públicas. Los diseños estructurales deben adjuntar los correspondientes estudios de suelos.Vitarte √ Los estudios de exploración y explotación sostenible del agua subterránea requiere de la autorización de la ANA. Asimismo. para obtener: √ Aprobación del estudio de exploración y explotación de fuente de agua subterránea por la Autoridad Administrativa de Agua . cálculos. √ Adjuntar (04) Juegos del estudio Hidrogeológico 03 originales y 01 Copia de las cuales 02 son para el ALA y 01 para el EASu adjuntando el CD magnético. √ Autorización del propietario del área de terreno donde se realizara la exploración y explotación del agua subterránea.SEDAPAL “Aseguramiento de la fuente de Abastecimiento”. debe estar firmado por el Ingeniero especialista responsable de su ejecución y por el Ingeniero Director de Estudio.Lurín. en concordancia con las Normas de Control Interno para el Área de Obras Públicas. asimismo los costos por dichas gestiones y transmites serna asumidos por el consultor en su totalidad.Santa Clara Sur y Anexos . etc. reservorios de rebombeo. √ Aprobación de la Licencia del uso del agua subterránea.Gerencia de Proyectos y Obras SEDAPAL Consultoria de Obra para la elaboracion del Estudio Definitivo y Expediente Tecnico del proyecto : Ampliacion y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Prolongacion Nicolas de Pierola. √ La persona natural o jurídica que realiza los estudios debe estar inscrita en el Registro de la ANA.químicos e hidráulicos correspondientes realizados por el especialista correspondiente. 24 . de acuerdo a la arquitectura e instalaciones hidráulicas propuestas.Distrito Ate. etc. √ Acreditación de los terrenos donde se perfora el pozo. 7. cercado y vía de acceso vehicular a escala 1/1000. debe estar firmado por el Ingeniero especialista responsable de su ejecución y por el Ingeniero Director de Estudio. para uso poblacional.AAA de ANA. √ Aprobación del caudal y calidad del agua subterránea. instalaciones. memoria descriptiva del sustento de los diseños elaborados y hojas de cálculo estructurales. Por otro lado el consultor debe cumplir que para la elaboración del estudio de fuente y perforación del pozo deben cumplir con los requisitos indicados en la Ley de Recursos Hídricos y en TUPA de la Autoridad Nacional del Agua. verificando y adecuando el diseño sobre la base de los estudios de suelos. hasta lograr obtener la aprobación del estudio hidrogeológico.
h. Diseño del grupo electrógeno de emergencia. Diseño de las instalaciones eléctricas en general. g. de aperturas de puertas de los tableros eléctricos.. variadores de velocidad y panel gráfica del operador interconectados por un bus de campo serial sea Profibus o Modbus.9 DISEÑO DE LA AUTOMATIZACIÓN.) y/o en media tensión (10 KV). con arrancadores en estado sólido y/o arrancadores de velocidad variable con analizadores de redes. finales de carreras de las válvulas hidráulicas. Los diseños Electromecánicos en su totalidad conformado por memoria. en la tubería de la salida de purga y en la tubería de impulsión. a escala 1/50. pozos de tierra. banco de condensadores. d. En los pozos proyectados. caudal. 25 . Elaboración de los diseños de las instalaciones electromecánicas al nivel de ejecución de obra.8 DISEÑO ELECTROMECÁNICO El Consultor desarrollará las siguientes actividades: a. de acuerdo a la filosofía de control propia del sistema hidráulica. cámaras de control. debe estar firmado por el Ingeniero especialista responsable de su ejecución y por el Ingeniero Director de Estudio. Etc. planos. 1/25 y 1/20.Santa Clara Sur y Anexos . Solicitar la Factibilidad y Punto de Alimentación Eléctrica para las casetas de bombeo (pozos). ubicación y a la demanda máxima que se requiera. cálculos. j. de la empresa concesionaria (Edelsur). reservorios de cabecera. en concordancia con el Código Eléctrico del Perú. la cual estará supeditada de acuerdo al diseño establecido.Vitarte 7. actuadores para el procesado y control de manera autónoma Local y Remota. El diseño del sistema de media tensión en 10 KV y/o diseño de baja tensión en 220 V. Etc. 1/500. el que estará supeditado de acuerdo con la tensión de operación del sistema en el que se ha diseñado y en concordancia con la potencia de los equipos. desde el punto de entrega y medida hasta las casetas de bombeo (pozos). Todo los costos que demande las gestiones de tramite para la factibilidad y punto de alimentación de suministro eléctrico ante EdelSur serán asumidas por el consultor hasta obtener el presupuesto de la obra que represente la instalación del suministro eléctrico. cisterna y/o reservorios). b. 1/50 y 1/25. tablero de arranque y parada de las electrobombas. reservorios. c. 7. Elaboración de los diseños de las instalaciones eléctricas de media tensión a escala 1/1000. cámaras de control y de medición en baja tensión (220 V. 1/50. de inundación. f. estaciones de rebombeo (sea Booster. cuadros de cargas. Instalación de censores como: infrarrojo de movimiento en la estación.Distrito Ate. estaciones de rebombeo (sea Booster. así como los analizadores de redes eléctricas.TELEMETRÍA Y SCADA El diseño del sistema de automatización se debe de realizar y elaborar tomando en consideración los siguientes alcances: • • • El diseño de la automatización. nivel de la napa freática. con su tablero de transferencia automática en 440/220 V.0 ohmio y 15 ohmio.Gerencia de Proyectos y Obras SEDAPAL Consultoria de Obra para la elaboracion del Estudio Definitivo y Expediente Tecnico del proyecto : Ampliacion y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Prolongacion Nicolas de Pierola. con la finalidad que SEDAPAL realice el pago correspondiente a su nombre. se debe considerar válvulas motorizadas que serán controladas por el tablero del equipo de bombeo y tendrán la capacidad de evacuar el agua de los pozos. disponibilidad de gas cloro y otros que permitan mantener la seguridad de la operación de la estación. la cual estará supeditada de acuerdo a la zona de influencia de la empresa concesionaria. i. cisternas y/o reservorios). el cual se desarrollará a escala 1/500. Instalación de transmisores de presión. Realizar él trámite y obtener la aprobación del proyecto de media tensión en 10 KV. 1/25. Diseño del sistema de puesta a tierra para el sistema eléctrico y el sistema de control y monitoreo con un ohmiaje menor a 5. etc. Etc. e. que permita realizar la adquisición de datos de los transmisores censores. en concordancia con las Normas de Control Interno para el Área de Obras Públicas. Ley de Concesiones Eléctricas.
el nivel del reservorio a través del sensor de presión. • El control de automatización entre el reservorio y las cámaras reductoras de presión será en forma local y se controlará los parámetros indicados en el ítem anterior. HD de 250 GB y Multigrabador DVD. el caudal. Para lo cual el PLC deberá contar con un modulo Ethernet. 4 GB de RAM. estándar IEEE 802. voz y video de manera robusta y confiable. el caudal. telecomunicaciones y electricidad. El Consultor debe establecer la habilitación del Sistema de Automatización Local de los Esquemas Hidráulicos e integrar hacia el SCADA del centro de control principal de SEDAPAL en la Atarjea. Adicionalmente se deberá contar con un software de administración remota el cual deberá ser instalado en 2 PC´s. Se controlará.Gerencia de Proyectos y Obras SEDAPAL Consultoria de Obra para la elaboracion del Estudio Definitivo y Expediente Tecnico del proyecto : Ampliacion y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Prolongacion Nicolas de Pierola. el control del medidor da caudal.Vitarte • • Implementación de una bomba de sumidero. pérdidas de espacio libre (db). en el reservorio. • El sistema de automatización de reservorios con rebombeo. • El sistema eléctrico y de automatización deben ser entregados operativos al 100% y todos los costos para el adecuado funcionamiento de los sistemas serán asumidos por el Consultor de la obra. será en forma local y debe tener la capacidad de integrarse al sistema de scada principal de SEDAPAL. • Los Equipos de Radio Ethernet deberán contar con soporte de administración remota vía SNMP. programación y reprogramación de los PLC y el monitoreo a larga distancia y su automatización. la presión de ingreso y sus niveles. 26 . niveles de fresnel. además. Telnet. como su integración al sistema scada principal de SEDAPAL. • Diseño de los esquemas eléctricos de los tableros de Automatización y Control. 1/100 y 1/50. • El sistema de automatización debe poseer. pérdidas por descanecimiento y SNR (tasa señal a ruido) otros parámetros que aseguren un enlace óptimo. en los temas de Radio Enlace. vídeo y la información del PLC. • Diseño de radio enlace (canal de comunicación) propuesto. la presión de ingreso y salida y los parámetros eléctricos. El Sistema de Comunicaciones deberá ser a través de un Enlace de Radio Ethernet en Banda Libre el cual deberá tener la capacidad de transmitir datos. mantenimiento de equipos de bombeo de agua y operación y mantenimiento electromecanico Centro. • Los esquemas de automatización operarán en forma local y cada esquema tendrá un centro de control principal que tendrá la capacidad de integrarse entre sí. Este Sistema deberá cumplir los mínimos estándares de comunicación como son: Radios del tipo industrial. y.Santa Clara Sur y Anexos . Todos deberán ser presentados con un estudio de campo y Radio propagación remitido al Equipo de Telecomunicaciones. • Diseño de planos de Planta y Perfil del sistema de automatización a escala 1/500. en la caseta de bombeo. • El sistema de automatización entre las estaciones de bombeo y/o cisterna con los reservorios. soporte protocolo IP67. para evitar pérdidas de comunicación. Muy importante a considerar en el esquema de Radios a plantear es que deberá ser del tipo redundante en todas las ER. • Además. arquitectura de comunicación Local y Remota. la presión de la válvula. • Diseño de planos en planta y perfil del sistema de automatización. operación de sistemas de bombeo de agua. a efectos de obtener su conformidad. También deberán contar con niveles de encriptación AES y FHSS. líneas de vista. analizador de redes. el control de la válvula de respaldo al ingreso del reservorio. pérdidas en la línea de transmisión (db). El mismo que deberá tener instalado el software de configuración remota. controlará la presión de ingreso antes de la válvula motorizada. • Integración con el sistema SCADA actual del Centro de Control del EOSBA. • El consultor debe realizar las coordinaciones necesarias a través del coordinador del estudio con los Equipos: Informática.3. tendrán la capacidad de remitir la información al scada principal de SEDAPAL y de monitorearse a larga distancia. se deberá considerar una laptop que cumplan las características mínimas como: Procesador Intel Core I7.Distrito Ate. a escala 1/500. tendrá que considerarse los siguientes cálculos y planos: perfil topográfico. 1/100 y 1/50. la capacidad de transmitir voz. HTTP y CLI. • Para dar el soporte adecuado en el monitoreo remoto y la configuración en campo. como de la válvula de salida al sector y parámetros eléctricos.
Telemetría y Scada en su totalidad conformado por memoria. proporcionando los lineamientos a seguir para la mitigación de los impactos negativos que podrían darse. con un apropiado nivel de detalle de acuerdo a las exigencias de la Ordenanza N° 059 de la Municipalidad de Lima Metropolitana. el Diseño de la Automatización telemetría y Scada a elaborar por el Consultor debe cumplir con los requerimientos y pasos establecidos en el procedimiento que se indican GPOET006 . el Estudio de Impacto Ambiental actualizado debe ser aprobado por el sector correspondiente (Oficina del Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento) el cual forma parte del trabajo del consultor y de los costos que incurran en este.Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento. se debe contar con una empresa consultora debidamente registrada ante el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento (MVCS).Distrito Ate.2010 en la Etapa de Pre Inversión con la Entidad Competente. Asimismo.Gerencia de Proyectos y Obras SEDAPAL Consultoria de Obra para la elaboracion del Estudio Definitivo y Expediente Tecnico del proyecto : Ampliacion y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Prolongacion Nicolas de Pierola. El desarrollo de la actualización del estudio de ambiental será estrechamente coordinado con el Equipo Gestión Ambiental. El Estudio de Impacto Ambiental debe ser elaborado de tal manera que constituyan un instrumento eficaz para la toma de decisiones sobre la viabilidad ambiental de los proyectos. operación y mantenimiento. considerando los plazos planificados. Asimismo. Para la elaboración de la actualización del Estudio de Impacto Ambiental. etc. debe estar firmado por el Ingeniero especialista responsable de su ejecución. publicada el 1994-04-11. Nota. El Estudio de Impacto Ambiental será propuesto para cada una de las etapas planteadas de la ejecución. Además. construcción. Para el desarrollo del Estudio elaborado en la etapa de Pre Inversión se presentó un informe con los contenidos mínimos en la que se clasificó el nivel de estudio a realizar en la etapa de Pre inversión como un Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd). 7.11 ESTUDIO DE TRÁNSITO El Consultor debe desarrollar un Estudio de Tránsito (Impacto Vial).12. en concordancia con las Normas de Control Interno para el Área de Obras Públicas.Vitarte Los diseños de la Automatización.Santa Clara Sur y Anexos . requiriéndose opinión y conformidad previa para su remisión a la Dirección Nacional de Saneamiento. con la finalidad de detectar y evidenciar los problemas que se presentarán como consecuencia de la ejecución de las obras.SEDAPAL para obtener la “Sistema de Automatización de las Estaciones remotas Locales y su Integración en el Sistema SCADA del Centro Principal de Control SEDAPAL”. 27 . 7. la Consultora a cargo del estudio es consiente de la posible necesidad de revalidación del Estudio. debe estar firmado por el Ingeniero especialista responsable de su ejecución y por el Ingeniero Director de Estudio. debiendo actualizar dicho Estudio de Impacto Ambiental teniendo como base el informe anterior con las recomendaciones que realice la DNS y cumpliendo con la guía de contenidos mínimos de un estudio de impacto ambiental para proyectos de agua potable y alcantarillado a la que fue clasificado y otros puntos que se soliciten.10 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL El especialista en Estudio de Impacto Ambiental deberá actualizar el estudio ya aprobado por la DNS mediante Resolución Directoral N° 049-2009-VIVIENDA/VMCS-DNS de fecha 29.El Estudio Definitivo de Impacto Ambiental en su totalidad.. planos. debiendo sustentar las soluciones temporales del tránsito (vehicular y peatonal). cálculos. de fecha 1994-03-30. El cuanto a la actualización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) debe identificar los potenciales impactos positivos y negativos que generará el proyecto a nivel de Estudio Definitivo que no fueron considerados en el Estudio aprobado a nivel de Pre Inversión en sus diferentes etapas: diseño. en concordancia con las Normas de Control Interno para el Área de Obras Públicas. en las zonas donde se desarrollarán los trabajos.
2 Detalle . debe contar con la autorización de Interferencia de Vías otorgada por la Gerencia de Transporte Urbano de Lima a través de la Subgerencia de Ingeniería del Tránsito (Ord.4. el Consultor debe diseñar un Sistema de Señalización y Desvío de Tránsito. ASPECTOS GENERALES 1. 2.1 Área de Impacto Principal 1. El Estudio de Tránsito (Impacto Vial). con el propósito de sustentar las medidas que se proponga en el Estudio.3. la instalación de tuberías y construcción de cámaras. el mismo que debe ser aprobado Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Municipalidad correspondiente (si el caso lo requiere).Distrito Ate.1. 059).3 Proyectos Viales Futuros 1.3 1.1 Objetivo General 1. el Consultor debe preparar los planos de desvío de tránsito. En conclusión la constructora deberá contar en campo con dos (02) autorizaciones (de Interferencia de vías y de Ejecución de Obras). El presente documento define el contenido de un Estudio de Tránsito (Impacto Vial) y representa una guía para su elaboración: INDICE 1.Vitarte Por las características de las obras que realiza SEDAPAL.Santa Clara Sur y Anexos .2.3 Trabajo de Gabinete Trabajo de Campo Análisis de la Información y obtención de resultados 28 . reforzados con personal señalero y efectivos policiales. conexiones domiciliarias en toda vía. Basado en este Estudio de Tránsito.2 Introducción Objetivos del Estudio 1.3. se busca determinar el momento más adecuado para realizar la obra a fin de causar el menor Impacto Vial al Tránsito y residentes de la zona afectada y ejecutar los trabajos dotados de todos las medidas de seguridad como las señalización vertical reflectiva y los dispositivos de control de tránsito. esta ordenanza. que se debe adoptar para ejecutar la obra. tiene competencia en todas las vías de la provincia de Lima.4. 2. En el caso de Ejecución de Obras en Vías Metropolitanas (Ord. como parte del Estudio de Tránsito (Impacto Vial).4 2.4.Gerencia de Proyectos y Obras SEDAPAL Consultoria de Obra para la elaboracion del Estudio Definitivo y Expediente Tecnico del proyecto : Ampliacion y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Prolongacion Nicolas de Pierola. METODOLOGIA DEL TRABAJO 2. 341) deberá de solicitar su autorización en la Gerencia de Desarrollo Urbano de Lima a través de la Subgerencia de Autorizaciones Urbanas y en el caso de Vías Locales deberá de solicitar su autorización en la Gerencia de Desarrollo Urbano del Distrito.2 Objetivos Específicos Descripción del Proyecto 1.secciones Área de Estudio 1. En caso de obras a desarrollarse fuera de la jurisdicción de la Municipalidad de Lima Metropolitana (Provincia de Lima).1 1. recopila las cantidades del flujo vehicular que se desplaza en la zona.2. indicando las medidas de seguridad y señalizaciones asociadas. las mismas que deben tender a minimizar las molestias al tránsito de vehículos y de peatones en el Área del Proyecto y principalmente a las viviendas aledañas.2.1 Ubicación 1.2 Área de Impacto Secundario 1. adicional a la Autorización de Interferencia de vías se debe contar con las autorizaciones de ejecución de obras. Será necesario que el Consultor realice conteos de tráfico.
2 Cronograma de conteos 3. 7.S 29 .Plano de Señalización del desvío . PROYECCIONES DE VOLUMENES DE TRANSITO 8. ejecución de obras. CONCLUSIONES.1 Situación Actual 11.1 Formato de Encuestas 3.12 ESTUDIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 7.3 Identificación de puntos de aforo 3.2 Situación durante la ejecución de obra 11.1 Situación Actual (Diagnosis) 10.4.Distrito Ate.2 Conteo de tráfico 3.Santa Clara Sur y Anexos .1 Volumen Vehicular 7.2 Situación durante la ejecución de obras 12. MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS 11.4 Determinación del Flujo 3. debe considerar para la elaboración del Expediente Técnico las exigencias relacionadas a la aplicación de la Norma G -050 “SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION” del Reglamento Nacional de Edificaciones. 13.4.Cronograma de obra por etapas Todos los costos que demande el trámite y gestiones por concepto de autorizaciones de interferencia de vías..4. aprobada por D.1 Volúmenes de Tránsito Proyectado (En las vías alternas) 9.1 Volumen Vehicular 4.Plano de Desvío por etapas . etc que se presentaran ante las entidades competente tales como la municipalidad Metropolitana y Distrital deberán ser cubiertos íntegramente por el Consultor.5 Transporte Público de Pasajeros 4. en concordancia con las Normas de Control Interno para el Área de Obras Públicas.1 Sentidos de Circulación 3.4.Plano General de obra (zona de trabajo y sentido actual). ESTUDIO DE TRANSITO 3. RECOMENDACIONES Anexos: Diagrama de Flujos Vehicular y Peatonal (Hora Punta) Planos: . .El Estudio Definitivo de Transito en su totalidad.3 Total tráfico generado (Se realizaran en la Zona afectada y en las Vías de Desvío) 4. IDENTIFICACION DE IMPACTOS 10. debe estar firmado por el Ingeniero especialista responsable de su ejecución.4.1 Generalidades: El Consultor durante la etapa del desarrollo del Proyecto.1 Vía de mayor importancia 4.2 Volumen Peatonal 7.4.12. EVALUACIÓN DEL TRÁFICO EN EL ÁREA DEL PROYECTO 4.2 Determinación de Hora Punta 8.4.Vitarte 3. Nota. ANALISIS DE LA CAPACIDAD VIAL 7.Gerencia de Proyectos y Obras SEDAPAL Consultoria de Obra para la elaboracion del Estudio Definitivo y Expediente Tecnico del proyecto : Ampliacion y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Prolongacion Nicolas de Pierola.
El plan de seguridad y las condiciones de seguridad e higiene ocupacional: El Plan o Programa de Seguridad e Higiene Ocupacional. equipos. debe estar firmado por el Ingeniero especialista responsable de su ejecución. no interfieren con las Disposiciones establecidas en cualesquiera de los otros documentos que conforman el Expediente Técnico.Vitarte N° 001-2006-VIVIENDA del 08 de Mayo del 2006. En cuanto al personal especializado de la elaboración y ejecución del “Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional en Obra”. los que deben ser aprobados por la Supervisión con la conformidad de los responsables de la elaboración del Proyecto. a elaborar por el Consultor debe cumplir con los requerimientos y pasos establecidos en el procedimiento que se indican GPOET004 . el uso parcial o total de propiedades particulares o privadas.12. en lo correspondiente al valor referencial (Presupuesto). SEDAPAL aplica para sus proyectos y obras la Especificación indicada. ni limitan las Normas dictadas por los Sistemas Administrativos. las partidas para obras provisionales y trabajos preliminares consideran las partidas requeridas para Seguridad e Higiene Ocupacional. Trabajos posteriores: El Plan de Seguridad contemplará también las previsiones y las informaciones para efectuar en su oportunidad las debidas condiciones de seguridad y salud previsibles para trabajos posteriores. para definir la solución durante el proceso de supervisión del proyecto.12.Gerencia de Proyectos y Obras SEDAPAL Consultoria de Obra para la elaboracion del Estudio Definitivo y Expediente Tecnico del proyecto : Ampliacion y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Prolongacion Nicolas de Pierola. lentes.2. 7.Distrito Ate. La aplicación de la Especificación de Seguridad e Higiene Ocupacional. depósitos.El Estudio Definitivo de Seguridad e Higiene Ocupacional en su totalidad.4. que son de uso personal ó para una cuadrilla. Si es necesario. se consideran en los análisis de costos de cada partida como un porcentaje de la mano de obra. en concordancia con las Normas de Control Interno para el Área de Obras Públicas. se considere necesario. el Consultor debe evaluar las alternativas técnico económicas.12. 7. es el punto de partida para prevenir riesgos en la zona de trabajo de una obra. los gastos que se originen por este concepto serán de cargo del contratista. señalizaciones.. protectores de oídos. En caso de ampliaciones del plazo. escaleras. así como otras Normas que se encuentren vigentes y que son de aplicación en la Elaboración de un Proyecto así como para su ejecución. el ítem “Herramientas complementarias: 2%”. Presupuesto del plan de seguridad e higiene ocupacional: En el Expediente Técnico de la obra. cercos.Santa Clara Sur y Anexos . Respecto a los cascos. Nota.13 ASPECTOS LEGALES Cuando en el desarrollo de los estudios. como es el caso de los manuales de operación y mantenimiento de las instalaciones. este se considera en los gastos generales y permanecerá durante el tiempo que dure la obra. por ello. 7.SEDAPAL para obtener la “Seguridad e Higiene Ocupacional en la Construcción de Obras Ejecutadas por SEDAPAL”. Asimismo. barandas y otras señales necesarias. Disposiciones establecidas por la Legislación. 7.3. así como también de las Disposiciones consideradas en la Especificación GPO-SEDAPAL sobre el tema y que esta referida al desarrollo y ejecución de los PLANES DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL EN LAS OBRAS QUE SEDAPAL EJECUTA. 30 . como es el caso de los campamentos. si las causas son imputables al mismo. el constructor puede proponer alternativas de igual ó superior características a los procedimientos constructivos considerados en la especificación. Etc. el Estudio de Seguridad e Higiene e Ocupacional en la Ejecución de Obras. sin que ello origine Costo Adicional alguno al Proyecto. que contiene los aspectos generales de un “Estudio Básico de Seguridad y Salud” y base para que el Contratista elabore el “Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional” de una obra en particular. etc.
las posibles interferencias con obras a su cargo en la zona donde se proyectarán las líneas de interconexión. telefónicas. 7. debe realizar el dictado de charlas de capacitación para las áreas operativas involucradas.1 y 10.S. ilustrando detalladamente la operación y mantenimiento de los diferentes accesorios y equipos contemplados en el estudio. para lo cual podrá hacer uso de información básica. se debe coordinar y gestionar con el o los propietarios de terrenos afectados por las obras. drenajes y otros. Asimismo. para condiciones normales y de emergencia.Santa Clara Sur y Anexos . conducción e impulsión (intercambios viales u otros). se debe registrar los antecedentes legales y preparar toda la documentación para que la Empresa ejecute el proceso de expropiación. Coordinar con INVERMET y otras dependencias de la Municipalidad Metropolitana de Lima. analizada. debe prepararse toda la documentación y trámite necesario para que todos los terrenos y estructuras correspondientes al proyecto pasen a formar parte del patrimonio de SEDAPAL.MCVS y por la DGPM del MEF. teniendo en cuenta lo establecido en el Título X del capítulo 10. El consultor. que estará a disposición en el Centro de Información de SEDAPAL.1 COORDINACIÓN CON EMPRESAS DE SERVICIOS Y OTRAS ENTIDADES: • Se debe obtener la información oficial de las redes existentes. 8. pudiera requerirse la expropiación. Nº 013-98-PRES el cual modifica y precisa las disposiciones del Reglamento 09-95-PRES de la ley General de Servicios de Saneamiento .aprobado y declarado VIABLE por la OPI-VIVIENDA. ó canales para evitar postergaciones de obra. drenajes. la misma que debe ser revisada. avenidas y en lugares donde no se tenga información actualizada de redes de otros servicios.14 MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Se formulará los manuales de operación y mantenimiento del sistema. Se debe prever los diseños de modificación de las redes existentes. para lo cual se hará referencia a los manuales en uso existentes de las unidades responsables de la operación de los sistemas. en los cruces de calles.0 DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TECNICO: (Original y tres copias) Para el óptimo desarrollo del proyecto se utilizará como base el estudio de Perfil Reforzado “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para El Esquema Prolongación Nicolás de Piérola – Santa Clara Sur y Anexos – Distrito de Ate Vitarte”” . mejorada y/o complementada en cada una de las actividades desarrollada.Distrito Ate. canales de regadío. con ayuda de una presentación en Power Point.Ley 26338. de las empresas de servicio como son EDELSUR. coordinar con la MTC y vía férrea los cruces por donde pasara la tubería. Telefónica del Perú y el Ministerio de Agricultura a fin de evitar y/o solucionar posibles interferencias.Gerencia de Proyectos y Obras SEDAPAL Consultoria de Obra para la elaboracion del Estudio Definitivo y Expediente Tecnico del proyecto : Ampliacion y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Prolongacion Nicolas de Pierola. Se debe tener en cuenta el D. Coordinar con las Municipalidades de los Distritos afectados Cieneguilla y otras entidades cuyas instalaciones puedan afectar o verse afectados con las obras propuestas. • • • 31 . El Consultor debe considerar el Estudio Definido a nivel de Expediente Técnico para el desarrollo del Expediente para de Ejecución de Obras. Igualmente. Se realizarán piques exploratorios para verificar la interferencia con los servicios existentes tales como redes de agua. Sin embargo. como mínimo lo siguiente: 8. desagüe.Vitarte De preferencia. Se debe detallar los procesos de la operación y cronograma anual del mantenimiento preventivo total (TPM) de los principales componentes de éste.2 del Reglamento de elaboración de proyectos de agua potable y alcantarillado de SEDAPAL. para definir el contrato o convenio de servidumbre con SEDAPAL. eléctricas.
Sistema SCADA. Líneas de Impulsión. Sub. Formulas Polinómicas.Vitarte • Solicitar factibilidad y punto de alimentación de suministro eléctrico a la empresa eléctrica del Sector para las obras proyectadas. Solicitar y obtener las autorizaciones de vertimiento a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. remitidas por DIGESA Sistema de utilización en Media tensión. Especificaciones Técnicas de Metrados – Formas de Pago. cancelar los presupuestos a nombre de SEDAPAL y coordinar la instalación de los suministros eléctricos de las estructuras que así lo requieran. Sistema SCADA).2 METRADOS PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES: • • • • • • El Presupuesto debe ser estructurado con Sub Presupuestos: • Obras Generales de Agua Potable (considerando el disgregado de las Obras de Fuente. indicando en cada componente las partidas correspondientes. Se requiere la elaboración de los Metrados y presupuestos con el respectivo análisis de costos unitarios. Conexiones Domiciliarias). Colectores Principales. Sistema de Emergencia. Toda la información de las instalaciones existentes deben estar ubicada en los planos a escala 1/500. acotando su distancia horizontal y profundidades en las secciones a escala conveniente (detalles) 8. Aducción. Estructuras de Almacenamiento o Distribución.Gerencia de Proyectos y Obras SEDAPAL Consultoria de Obra para la elaboracion del Estudio Definitivo y Expediente Tecnico del proyecto : Ampliacion y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Prolongacion Nicolas de Pierola. Solicitar el suministro eléctrico. teniendo en consideración la Normatividad Vigente. Redes Menores. Líneas de Impulsión. Todos los costos que demande la compra e instalación del suministro eléctrico serán cubiertos íntegramente por la Consultor. con el sustento que permita la adecuada gestión administrativa y técnica del Expediente al momento de ejecutar la obra. Procesos Constructivos y de Materiales. debiendo coordinar también para definir el aspecto estético y arquitectónico de tal manera que armonice con el entorno del área en donde se ejecutarán las obras.Santa Clara Sur y Anexos . Estructuras de Bombeo. tanto para las obras generales como secundarias. • Obras Secundarias de Alcantarillado (considerando el disgregado de las Obras de Redes Secundarias. los costos que demande será cubierto íntegramente por la Consultor y puesta a nombre de SEDAPAL.Distrito Ate. Conexiones Domiciliarias). • Obras Generales de Alcantarillado (considerando el disgregado de las Obras Plantas de Tratamiento. Cronogramas. Solicitar a las entidades competentes la disponibilidad de los terrenos en donde se ejecutarán las obras del presente proyecto. • Intervención Social • Suministros Eléctricos • Disponibilidad de Terreno (gestiones técnicos – administrativas y costos por permisos y adquisiciones) La estructura antes señalada debe permitir identificar y cuantificar las Partidas que componen el Presupuesto. • Obras Secundarias de Agua Potable (considerando el disgregado de las Obras de Redes Secundarias. la Consultor debe efectuar la compra registrando el derecho de propiedad a nombre de SEDAPAL cubriendo todos los costos que se demanden. Redes Matrices. de Agua Potable y Alcantarillado. asimismo se debe definir los Metrados referenciales. etc. Redes Menores. Si alguno de los terrenos pertenece a terceros. 32 .).Estación Eléctrica en 10 KV. ante el Ministerio de Transporte y Comunicación (MTC) y realizar los pagos correspondientes a fin de que el sistema sea entregado al 100% operativo. Sistema de Fuerza y Control e iluminación Externa ser entregado al 100% Realizar los trámites para obtener la autorización de uso de la frecuencia del sistema de automatización.
gastos de licitación y contratación entre otros. 8. Debe programarse adecuadamente los trámites necesarios correspondientes al otorgamiento de licencias. considerando cotizaciones actuales o vigentes relacionadas a los materiales que se emplearán para la ejecución de la Obra. control y supervisión de los Estudios debe programarse todas las actividades utilizando el Software de Microsoft Project.Distrito Ate. Asimismo debe indicar en los planos del proyecto: las longitudes de los tramos de tuberías. Metrados 33 .4 EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Se elaborará el expediente técnico que permita la ejecución de la obra y debe contener la siguiente documentación: • • • Memoria descriptiva de las obras generales a ejecutar. que debe ser concordante con su propuesta técnica y económica. los cuales deben presentar el sustento y descripción de cada partida considerada. Asimismo. Estos Estudios deben tener un estándar con el Software del Sistema 10 (S10 Versión 2005). gestiones en Instituciones estatales y municipal programando oportunamente los desembolsos derivados de ellos.Gerencia de Proyectos y Obras SEDAPAL Consultoria de Obra para la elaboracion del Estudio Definitivo y Expediente Tecnico del proyecto : Ampliacion y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Prolongacion Nicolas de Pierola. descripción del Proceso Constructivo. y que será aprobado por la Supervisión. con el Equipo Proyectos (Supervisión y Grupo de Costos y Presupuestos). obras de concreto y acabados. las secuencias y tiempo máximo y mínimo por actividad. ejecución y recepción de la Obra. recomendaciones.3 PROGRAMACIÓN DE OBRA Para la programación. Pert y el Calendario. adjuntando la lista de precios y cotización que los respalden. 8. deben tener el sustento correspondiente. profundidades y demás elementos que permitan realizar el análisis cuantitativo correspondiente. derechos de uso. programando oportunamente los desembolsos derivados de ellos por permisos y adquisiciones. debe presentar las Hojas de Cálculo de Sustento de los metrados consignados en las Partidas del Presupuesto. La Consultor presentará un Cronograma Valorizado detallado de todas las actividades inherentes al Proyecto. El proyectista de la Consultora a cargo del Estudio. gestiones en instituciones estatales y municipales. debe considerar dentro del Presupuesto. en especial lo correspondiente al movimiento de tierra. Todas las Especificaciones Nuevas que se generen en el presente Proyecto. los costos derivados por los trámites legales y documentarios que debe realizar el Consultor de la Obra durante la elaboración del proyecto. Para la programación. debe coordinar a través de su especialista de Costos y Presupuestos. Deben preverse adecuadamente el suministro oportuno de todos los materiales puestos en obra. Relación de Planos en AutoCAD 2000. En el caso de estructuras y caminos de acceso. El Valor Referencial debe estar debidamente sustentado. para la aprobación por parte de la Supervisión y SEDAPAL.Vitarte Los metrados y presupuestos de las Obras Generales y Secundarias de Agua Potable y Alcantarillado deben sustentarse sobre la base de estudios complementarios y diseños que se van ha desarrollar. autorizaciones. afín de que mantenga una estructura acorde a los Estudios elaborados por SEDAPAL. con planillas de metrados parciales y totales que se generen como consecuencia del desarrollo del estudio. presentando en el Diagrama Gantt. Manual de Operación de requerirse. autorizaciones. El proyectista de la Consultor al elaborar el Expediente Técnico del Estudio. el Consultor para la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto. control y supervisión de las obras debe programarse todas las actividades utilizando el Software de Microsoft Project. los planos del proyecto deben precisar los cálculos volumétricos. como es el trámite por otorgamiento de licencias. derechos de uso. empresas eléctricas. clasificación del terreno.Santa Clara Sur y Anexos .
Para recabar la información adicional relacionada al proyecto. Desagregado de gastos generales (*) La Empresa encargada de la elaboración del estudio debe contar con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental por la Dirección Nacional de Saneamiento a la entrega del expediente técnico final antes de la ejecución de las obras. Equipo Mantenimiento de Equipos de Bombeo de Agua. Se sustentará en la Memoria Descriptiva los criterios utilizados para el cálculo de los diámetros de las líneas de conducción e impulsión (válvulas de purga y aire. Equipo Operación y Mantenimiento Electromecánico de Aguas Residuales. Equipo Telecomunicaciones y Electricidad. Normalización y Planeamiento Físico. Cabe señalar que las coordinaciones con SEDAPAL serán a través del coordinador profesionales técnicos de los siguientes Equipos: • • • • • • • • • • • • • • • • • Equipo Gestión de Proyectos Centro. válvula check). Toda labor descrita se traducirá con suficiencia en los planos de obra del proyecto y deben ceñirse a las especificaciones técnicas de SEDAPAL.Distrito Ate. donde encontrará información básica que será analizada. Equipo Informática.0 CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACION DEL SERVICIO.Vitarte • • • • • • • • • • • • • • Valor Referencial (Presupuesto) Análisis de precios unitarios Fórmulas Polinómicas Cronograma general de actividades. SEDAPAL entregará al Consultor toda la documentación existente relacionada al Proyecto (estudios. Equipo Pre Inversión.Ate Vitarte. planos) en medios magnéticos. 34 . Equipo Control y Reducción de Fugas. Estudio de impacto ambiental (*) Estudio de suelos Documentos de libre disponibilidad de los terrenos y permisos municipales. 9.Santa Clara Sur y Anexos . control de automatización (Sistema SCADA) y todos los aspectos que se consideren de importancia. Equipo Registro y Control Patrimonial. Cronograma de desembolso Relación detallada de Insumos Especificaciones técnicas propias de la obra Catálogos de materiales y equipos. Equipo Micro medición y Registros. Equipo Comercial Ate Vitarte. revisada y complementada para el desarrollo definitivo del proyecto y cuyas copias serán subsidiadas por el postor. Especificaciones de Seguridad e Higiene Ocupacional para la Obra. Equipo Operación de los Sistemas de Bombeo de Agua. Equipo Distribución Primaria. Equipo Recolección Primaria. croquis. lo hará a través del Centro de Información de SEDAPAL. Equipo de Operación y Mantenimiento Redes .Gerencia de Proyectos y Obras SEDAPAL Consultoria de Obra para la elaboracion del Estudio Definitivo y Expediente Tecnico del proyecto : Ampliacion y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Prolongacion Nicolas de Pierola. Cronograma de ejecución de obras. a los documentos que conforman las bases de la presente licitación y al “Nuevo Reglamento de Elaboración de Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado de SEDAPAL”. Equipo Aguas Subterráneas. Equipo Investigación. Equipo Gestión Ambiental.
09 y sus modificatorias.Gerencia de Proyectos y Obras SEDAPAL Consultoria de Obra para la elaboracion del Estudio Definitivo y Expediente Tecnico del proyecto : Ampliacion y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Prolongacion Nicolas de Pierola.Santa Clara Sur y Anexos . en el marco del SNIP tal como se señala en la Directiva N° 001-2009-EF/68. las Áreas Usuarias y la Unidad Evaluadora que declaró la viabilidad del PIP para otorgar la opinión favorable al estudio definitivo y expediente técnico de obras.Vitarte 10. Se está considerando el tiempo efectivo de desarrollo del expediente técnico y el plazo para el levantamiento de observaciones por parte del Consultor y el Supervisor de SEDAPAL para los 5 informes de avance (Ver Cronograma siguiente). para lo cual el Consultor presentará 5 informes de avance y el Informe Final que viene hacer el Expediente Técnico de Obras Generales y Secundarias completo. 11. (**) El 15% del monto contractual. será valorizado una vez se obtenga la opinión favorable por la OPI- FONAFE. A continuación se describen los plazos estipulados para la presentación de los 6 informes entregables. CRONOGRAMA DE PRESENTACION DE INFORMES 30dias 1 MES 5dias 30 dias 5dias 30 dias 5di as 5dias 30 dias 5dias 5dias 30 dias 5di as 5dias 30 dias 5dias 5dias 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES Total (dias) 30 60 90 120 150 180 Plazo de Presentacion Consultor (dias) Observaciones . Como resultado de los estudios anteriores el Consultor debe presentar el expediente Técnico de Obra a nivel de ejecución de obra para la consolidado y obtención del producto final Expediente de las Obras Generales y Secundarias del Proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para El Esquema Prolongación Nicolás de Piérola – Santa Clara Sur y Anexos – Distrito de Ate Vitarte” para su convocatoria. Descripción Plazo presentación (días) Observaciones (días) Levantamiento de Observaciones (días) Porcentaje de Valorización de cada entregable de acuerdo al Monto del Contrato Presentación: Informe 1 Presentación: Informe 2 Presentación: Informe 3 Presentación: Informe 4 Presentación: Informe 5 Presentación: Informe 6 Informe Final Total días Consultor 30 30 30 30 30 30 180 SEDAPAL 5 5 5 5 5 10 (*) Consultor 5 5 5 5 5 10(*) Consultor 20% 15% 10% 10% 10% 20% 15% (**) 100% (*) Los plazos para la realización de observaciones (SEDAPAL) y levantamiento de Observaciones (Consultor) son posteriores a los 180 días de ejecución del Estudio luego de a presentación del Informe Final. • El plazo total de los 180 días.0 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. • El plazo total para la elaboración del expediente técnico de obras generales y secundarias es de 180 días (ver cronograma).Distrito Ate.0 EXPEDIENTE TECNICO DE CONTRATACIÓN. que el Consultor debe cumplir. Por Sedapal (dias) Levantamiento Observaciones Consultor (días) 35 . coordinaciones y aprobaciones intermedias. El plazo para la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de las Obras Generales y Secundarias de Agua Potable y Alcantarillado es de 180 días e incluye el tiempo necesario para consultas. así como el plazo para el levantamiento de observaciones.01 aprobada por Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68. no considera el tiempo de revisión del expediente técnico culminado que demandará tanto al Ingeniero Supervisor del Estudio.02.01 de fecha 05.
Planos de Diseño en general a las escalas reglamentarias ploteados en papel Cansón tamaño A-1 con membrete tipo de SEDAPAL y (04) copias debidamente firmadas y selladas por los Proyectistas Especialistas responsables.Distrito Ate. en los que se ubicarán otras instalaciones e interferencias.12. La relación de planos es la siguiente: Plano General Clave de ubicación de todas las estructuras del Proyecto a escala 1/10. 1 364 641. Planos indicando el área mínima de reserva y de libre disposición para la protección de las estructuras e instalaciones. y otros en escala H: 1/500 y V: 1/50. tal como se señala en la Directiva N° 001-2009-EF/68. indicando además las áreas necesarias para las servidumbres. con indicación de las curvas de niveles. cruces de servicios existentes y/o proyectados. en los que se ubicarán otras instalaciones e interferencias. longitudes y pendientes de tuberías. diámetros. empalmes. siendo necesario presentar un informe con la información que sustente las modificaciones propuestas. Estudio de Higiene y Seguridad Ocupacional. y otros en escalas H: 1/500 y V: 1/50. y Manual de operación y mantenimiento en original y 03 copias en formato A-4. en escala: H = 1:1000 V =1:100 Los detalles de estructuras y cámaras en planta y cortes en escala 1/25 Secciones longitudinales de vías a escalas adecuadas.01 aprobada por Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68. para las rasantes del terreno y perfil de instalación. Plano del trazo de los colectores principales. a Escala 1/500.01 de fecha 05. 12. Este último. buzones. Esta labor será responsabilidad del Director del Estudio. debidamente anillado o empastado.Santa Clara Sur y Anexos .02. debidamente acotadas. 1/25 y 1/10 según sea el caso. Este último.0 PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO La presentación de los Estudios y Diseños se efectuará en la siguiente forma: a) b) Memoria Descriptiva General del Proyecto y Obra.Vitarte • El Consultor debe realizar las acciones necesarias de acuerdo al tipo de modificaciones que se presenten en el estudio definitivo y expediente técnico en comparación con el estudio de pre inversión a nivel de perfil declarado viable. Estudio Topográfico. con indicación de las instalaciones existentes y proyectadas. Plano del trazo de las líneas de conducción e impulsión. con indicación de las curvas de niveles. Los detalles de estructuras y cámaras en planta y cortes en escala 1/25 Planos de Perfiles Longitudinales de alcantarillado con indicación de cotas y rasantes de vías. Planos de detalles de arquitectura y estructuras a escala 1/100.Gerencia de Proyectos y Obras SEDAPAL Consultoria de Obra para la elaboracion del Estudio Definitivo y Expediente Tecnico del proyecto : Ampliacion y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Prolongacion Nicolas de Pierola. 1/50. con precios vigentes al 31.0 MONTO DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO El monto correspondiente a la Consultaría de Obra para la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para El Esquema Prolongación Nicolás de Piérola – Santa Clara Sur y Anexos – Distrito de Ate Vitarte” está valorizado en: S/.75 incluyendo IGV. empalmes. Estudio Mecánica de Suelos Estudio de Impacto ambiental. Estudio de Tránsito. gastos generales y utilidades. Planos General de Ductos y Cámaras Telefónicas a escala 1/5000 Planos de Ubicación de Cámaras a escala 1/200 • • • • • • • • • • • 36 .09 y sus modificatorias. para la rasante del terreno y perfil de instalación.2009 13.000 con referencia a calles o puntos notables.
en concordancia con las Normas de Control Interno para el Área de Obras Públicas. al obtener la opinión favorable por la OPI-FONAFE. control.02. al obtener la aprobación de la Tarea N°3. 2da Valorización : 15% del monto contractual.Vitarte • • • • c) d) e) f) g) h) i) Planos del sistema eléctrico y automatización. Presupuesto Base. 5. de lo anterior. Los pagos al CONSULTOR se efectuarán mediante valorizaciones. En referencia a la ultima valorización a la 5ta Valorización (*). 6ta Valorización : 20% del monto contractual. Las Memorias Descriptivas del Proyecto y Obra. en CD (Disco Compacto) desarrollados en los programas Word versión 2000.01 aprobada por Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68. Estudio de Higiene y Seguridad Ocupacional en original y 03 copias. los cuales deben contar con el respectivo levantamiento de observaciones y la conformidad del supervisor. Análisis de Precios. al obtener la aprobación de la Tarea N°1. con indicación del número de la licitación. Los planos originales se presentarán en estuche de plástico o fibra de vidrio con su respectiva tapa de seguridad. El Expediente Técnico consiste en Memoria Descriptiva de Obra. quien hará el seguimiento.0 DE LA FORMA DE PAGO Los pagos al Consultor se efectuarán. según la acción que corresponda a ejecutar como se señala en la Directiva N° 001-2009-EF/68. Análisis de Precios. Los planos deben numerarse correlativamente indicando la totalidad de los mismos.Distrito Ate.0 y los planos digitalizados en Autocad 2000i. Ejecución de Obra y de Desembolsos. firmados y sellados en su totalidad . 4ta Valorización : 10% del monto contractual. Se presentarán además. La Consultor estará sujeta a la verificación de la participación del personal profesional y técnico y de la infraestructura propuesta. 14. Estudio de Análisis y Mecánica de Suelos. coordinación y revisión de los Avances. La copia de los planos deben presentarse doblados en un portaplanos.. Fórmulas Polinómicas. 3ra Valorización : 10% del monto contractual.Cada uno de los documentos que conforman el Expediente Técnico debe estar firmado por el Ingeniero especialista responsable de su ejecución y por el Ingeniero especialista Director del Proyecto.Santa Clara Sur y Anexos . Estudio de Impacto Ambiental aprobado. debidamente empastados o anillados. Cronograma de Actividades. al obtener la aprobación de la Tarea N°2. Estudio de Tránsito vehicular en original y 03 copias. en original y 03 copias. Presupuesto Base. Las ampliaciones e incumplimiento de los plazos establecidos serán evaluados de acuerdo al contrato firmado por la Consultor. Microsoft Project ver. estará a cargo del Supervisor del proyecto nombrado para el efecto. Disposiciones Específicas. al obtener la aprobación de la Tarea N°5. 37 . mediante valorizaciones en cada una de las presentaciones de los Informes de avance. esta debe ser efectiva cuando la unidad evaluadora otorgue la opinión favorable al estudio definitivo y expediente técnico. Fórmulas Polinómicas. de la forma siguiente: 1ra Valorización : 20% del monto contractual. en original y 03 copias. al obtener la aprobación del informe Final. antes y durante el desarrollo del Proyecto.Gerencia de Proyectos y Obras SEDAPAL Consultoria de Obra para la elaboracion del Estudio Definitivo y Expediente Tecnico del proyecto : Ampliacion y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Prolongacion Nicolas de Pierola. Planilla de Metrados. Diagrama PERT y GANTT. al obtener la aprobación de la Tarea N°4 5ta Valorización : 10% del monto contractual. Nota. Ejecución de Obra y de Desembolsos. en el que se indicará las características del proyecto.0 SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO La supervisión y control del EXPEDIENTE TÉCNICO. Disposiciones Especificas y Especificaciones Técnicas. 15. 7ma Valorización (*) : 15% del monto contractual.09. Especificaciones Técnicas y Planos. Planilla de Metrados.01 de fecha 05. Excel versión 2000 para Windows 98 ó Windows XP. Se presentarán en original y 03 copias en formato A-4. en el que se indicarán las características del proyecto y el nombre de la empresa Consultor. Cronogramas de Actividades.
0 ANEXOS ANEXO 1: PLANOS GENERALES PG-01 Y PG-02 PROCEDIMIENTOS. 18. NORMAS Y EXPECIFICACIONES ANEXO 2: TECNICAS ANEXO 3: ANEXO 4: TERMINOS DE REFERENCIA INTERVENCION SOCIAL RECURSOS HUMANOS REQUERIDOS 38 .0 RECURSOS HUMANOS Y FISICOS MINIMOS REQUERIDOS Respecto a los recursos humanos y físicos mínimos requeridos. a la presentación y aprobación por la Supervisión del Informe correspondiente (Última versión impresa y en CD). Las Valorizaciones se realizarán de acuerdo al Calendario de Avances del Estudio.Distrito Ate.Vitarte Las valorizaciones del CONSULTOR serán respaldadas por el cumplimiento de cada Tarea. del Informe Final.Gerencia de Proyectos y Obras SEDAPAL Consultoria de Obra para la elaboracion del Estudio Definitivo y Expediente Tecnico del proyecto : Ampliacion y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Prolongacion Nicolas de Pierola. estos se detallan en el anexo N° 04 que se adjunta al presente. El monto máximo de la penalidad es del 10% del monto total del Contrato.Santa Clara Sur y Anexos . el Consultor pagará una multa de acuerdo a lo establecido en el Articulo 165° del Reglamento (Penalidad por mora). 17. y del plazo establecido para la subsanación de observaciones. junto con la presentación de un Informe Resumen de las actividades desarrolladas de acuerdo al Plan de Trabajo y Cronogramas como requisito para suscripción del Contrato. será motivo para que SEDAPAL le aplique la penalidad dispuesta en el artículo 165° del Reglamento de Contracciones del Estado. el mismo que obedecerá a los plazos de presentación de las Tareas que se indican en los Términos de Referencia (Calendario presentado por el Consultor como requisito para la firma del Contrato). El incumplimiento por parte del Consultor de cualquiera de las disposiciones en el presente estudio.0 DE LA PENALIDAD En caso de atraso por causas imputables al Consultor en la entrega de los informes de avance. 16. de llegarse a este tope SEDAPAL podrá resolver el Contrato por incumplimiento.
Documents Similar To TDR Expediente Tecnico Nicolas de Pierola-Santa Clara Sur_2010 (20.02.2010)

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 48
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 165