Source: http://docplayer.it/2185892-Stato-di-attuazione-della-ricostruzione-nel-cratere-abruzzese.html
Timestamp: 2017-02-19 21:57:52+00:00

Document:
Stato di attuazione della ricostruzione nel cratere abruzzese - PDF
Stato di attuazione della ricostruzione nel cratere abruzzese
Download "Stato di attuazione della ricostruzione nel cratere abruzzese"
Basilio De Angelis
1 Stato di attuazione della ricostruzione nel cratere abruzzese L Aquila - 21 Marzo2 1. La ricostruzione: gennaio marzo L avvio degli Uffici Speciali per la Ricostruzione 3. Le Risorse finanziarie 4. Lo Stato di attuazione 5. Lo Sviluppo3 1. La ricostruzione: gennaio marzo 2013 La ricostruzione in Abruzzo dopo il terremoto del 6 Aprile 2009 Gestione ordinaria Tempi necessari al completamento della ricostruzione: 8/10 anni* Ulteriori costi stimati per la ricostruzione: circa 10 miliardi euro (aggiuntivi rispetto a quelli già stanziati) Prima emergenza Emergenza e ricostruzione Gestione stralcio 06/ / / / * la ricostruzione dopo il terremoto in Friuli è durata 15 anni, quella di Umbria e Marche circa 13 anni. 34 1. La ricostruzione: gennaio marzo 2013 Il 27 Gennaio 2012 il Presidente del Consiglio dei Ministri conferisce al Ministro per la Coesione Territoriale l incarico di integrare le iniziative volte allo sviluppo e all accelerazione della ricostruzione della città dell Aquila e dei Comuni del cratere. Diverse le criticità riscontrate a quel tempo per l avvio della ricostruzione. Questi i titoli dei giornali di quel periodo: L'Aquila 30 mesi dopo il sisma La ricostruzione è ferma al palo 7 ottobre 2011 La ricostruzione aquilana ferma, anzi in Intervallo... 9 gennaio 2012 La ricostruzione è ferma: mobilitazione per immediato sblocco dei progetti 13 gennaio 2012 L'Aquila, Monti accelera sulla Ricostruzione, Barca incaricato di integrare interventi 27 gennaio 2012 Il punto di vista della stampa nazionale differisce da quanto contenuto nel successivo documento OCSE, che ha ricondotto le difficoltà della ricostruzione al conflitto tra i soggetti responsabili e al mancato coinvolgimento della popolazione interessata dal sisma. 45 1. La ricostruzione: gennaio marzo 2013 Febbraio 2012: attività preliminari alla definizione della strategia Quadro storico-comparativo Analisi delle attività svolte nella gestione della ricostruzione a seguito di recenti eventi sismici (Friuli, Irpinia, Umbria-Marche). Ricognizione e studio Analisi delle esigenze della popolazione, degli iter amministrativi e comprensione dello stato di attuazione della ricostruzione Mancanza di procedure unificate e trasparenti. Assenza di un adeguata informazione alla popolazione delle attività svolte. Avvio di specifiche indagini e studi, anche in collaborazione con l OCSE e l Università di Grӧningen, e di progetti di sviluppo. 56 1. La ricostruzione: gennaio marzo 2013 Marzo 2012: il coinvolgimento della popolazione del cratere a L Aquila 16 marzo 2012 Incontro Aspettando il forum presso il Ridotto del Teatro Comunale tra gruppo di Ricerca OCSE e città dell Aquila per la strategia di sviluppo del territorio. 17 marzo 2012 Presentazione presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso del rapporto OCSE - Università di Gröningen Abruzzo verso il 2030: sulle Ali dell Aquila, redatto su mandato di Confindustria, CGIL, CISL e UIL 23 marzo 2012 Presentazione, presso la sede della Regione Abruzzo, del Dossier informativo La ricostruzione dei comuni del cratere aquilano, contenente un prospetto riepilogativo delle risorse finanziarie finalizzate all emergenza e alla ricostruzione, suddivise per fonte e destinazione. Questa la sintesi del Dossier: stanziamenti per 10,6 miliardi di euro di cui 3,4 miliardi ancora non assegnati. Le spese totali già effettuate risultano pari a circa 3,5 miliardi di cui circa 2,8 miliardi per l emergenza. 67 1. La ricostruzione: gennaio marzo marzo 2012: OPCM 4013 di modifica del processo di ricostruzione per favorire l avvio della gestione ordinaria Informazione: Comunicazione: Programmazione: Semplificazione: Rigore: Fonti, destinazione e stato di attuazione delle risorse finanziarie investite per l emergenza. Pubblicazione in forma aperta open data - di ogni atto o attività intrapresa per la ricostruzione. Previsioni annuali per ogni voce di spesa. Snellimento delle Strutture Commissariali. Primo trasferimento di competenze alle Amministrazioni ordinarie. Procedure semplificate per le istruttorie. White-list. Controlli ex-ante sulla regolarità e sulla qualificazione professionale degli attori della ricostruzione e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. 78 1. La ricostruzione: gennaio marzo 2013 Il percorso di approvazione delle nuove norme sulla ricostruzione: gli incontri con la popolazione a L Aquila 12 giugno 2012 Tendone di Piazza Duomo, presentazione dello stato di avanzamento delle iniziative previste dall OPCM giugno 2012 Dibattito pubblico in Piazza Duomo Ricostruzione: i prossimi passi e presentazione dei Rapporti: L Aquila 2030 Una strategia di sviluppo economico Relazione urbanistica Relazione giuridica Tendone di Piazza Duomo: condivisione degli indirizzi di modifica del processo di ricostruzione. 17 giugno 2012 Tendone di Piazza Duomo: diretta streaming del dibattito pubblico Diamo voce all Aquila 89 1. La ricostruzione: gennaio marzo 2013 Il percorso di approvazione delle nuove norme sulla ricostruzione: le tappe istituzionali e l iter normativo 8 marzo 2012 Audizione del Ministro per la Coesione territoriale all VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati sulle iniziative per accelerare la ricostruzione del territorio della Regione Abruzzo colpito dal sisma del 6 aprile giugno 2012 Il Consiglio dei Ministri approva il pacchetto di norme proposte dal Ministro per la Coesione territoriale, che disciplinano la chiusura dello stato di emergenza in Abruzzo e modificano la governance della ricostruzione. 2 luglio 2012 Incontro con gli Onorevoli abruzzesi per discutere dei contenuti e dell iter di approvazione parlamentare delle nuove norme sulla ricostruzione. 3 agosto 2012 Approvazione delle nuove norme sulla ricostruzione in Abruzzo in sede di conversione del D.L. 83 del 2012 nella legge 143 del10 1. La ricostruzione: gennaio marzo 2013 Le novità di metodo della legge - 1 Immediata fine dell emergenza L emergenza in Abruzzo è durata molto meno di quella provocata dal terremoto in Umbria e Marche (circa 10 anni). L immediata fine dell emergenza risponde anche alle istanze della popolazione del cratere. Gli Uffici speciali per la ricostruzione con governance innovativa Per contemperare gli interessi delle popolazioni colpite dal sisma con la garanzia del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, sono istituiti due Uffici Speciali per la ricostruzione: per L Aquila e per i restati 56 Comuni del cratere, innovativa governance Centro-Comuni. 1011 1. La ricostruzione: gennaio marzo 2013 Le novità di metodo della legge - 2 Modifica e semplificazione dei criteri e delle modalità della ricostruzione. Le priorità degli interventi sono state identificate nel rientro della popolazione nelle proprie abitazioni, nel recupero e miglioramento antisismico degli edifici, nella promozione e riqualificazione dell abitato. Il nuovo metodo prevede, inoltre, modalità parametriche per il riconoscimento dei contributi. Concorso per 350 unità di personale di cui 300 a tempo indeterminato. Constatata l impossibilità di effettuare la ricostruzione con modalità di lavoro precario, è stato indetto un bando di concorso pubblico per la selezione di 350 unità di personale di cui 300 a tempo indeterminato, con una riserva pari al 50% dei posti messi a concorso a favore del personale precario già impegnato nella ricostruzione. Costituzione di un primo nucleo permanente per la ricostruzione. 100 unità di personale a tempo indeterminato, selezionate tramite il concorso, costituiranno una task-force permanente con alta professionalità che, finita la ricostruzione in Abruzzo, potrà essere utilizzata in occasione di ulteriori eventi calamitosi. 1112 1. La ricostruzione: gennaio marzo 2013 Azioni intraprese durante l emergenza successive alla conversione del D.L. n.83/2012 Attuazione della legge per la gestione ordinaria 7 agosto 2012 Intesa sulla costituzione dell Ufficio Speciale per la Città dell Aquila. 9/10 agosto 2012 Intesa sulla costituzione dell Ufficio Speciale per i Comuni del cratere. 31 agosto 2012 Sottoscrizione dell Intesa sul Piano di Ricostruzione della Città dell Aquila. È un piano di dimensioni ed impatto macroeconomico per l entità degli investimenti pubblici previsti: nel complesso milioni di euro. Avvio della selezione dei titolari dei due Uffici Speciali per la ricostruzione. 1 settembre 2012 Inizio della gestione ordinaria della ricostruzione in Abruzzo. 1213 1. La ricostruzione: gennaio marzo settembre ottobre 2012 Bando di concorso per l assunzione di 300 unità a tempo indeterminato per gli Uffici Speciali per la ricostruzione e i Comuni del cratere (lo scorso 26 febbraio sono stati convocati all Aquila i vincitori per la scelta delle sedi di lavoro). Presentazione pubblica della Relazione finale del Commissario delegato per la ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo al Presidente del Consiglio dei Ministri. 12 ottobre 2012 Nomina dei titolari degli Uffici Speciali. 3 dicembre febbraio 2013 Bandi di concorso pubblico per 50 unità di personale a tempo determinato da impiegare negli Uffici Speciali. Sottoscrizione del DPCM sulle modalità parametriche di definizione dei contributi per la ricostruzione. 1314 1. La ricostruzione: gennaio marzo 2013 Il confronto pubblico: principali incontri 27 settembre 2012 Auditorium Carispaq dell Aquila, presentazione e discussione del Rapporto L Aquila Lineamenti di un piano di Sviluppo e Coesione. 4 dicembre 2012 Forum OCSE a Parigi con Confindustria, CGIL, CISL e UIL On the wings of L Aquila: Abruzzo marzo 2013 Forum OCSE - Università di Gröningen all Aquila L azione delle politiche a seguito di disastri naturali: aiutare le regioni a sviluppare resilienza. Il caso dell Abruzzo post-terremoto. Un primo passo verso il programma per l Abruzzo. 1415 AVVIO DELLA NUOVA FASE: GESTIONE ORDINARIA GESTIONE STRALCIO E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri 1. La ricostruzione: gennaio marzo settembre Decreto del DiSET di assegnazione temporanea del personale non apicale operante nell area del cratere agli enti e alle amministrazioni locali e statali. 10 ottobre Nomina, fino al 31 dicembre, del Capo del DiSET quale titolare della Gestione Stralcio della contabilità speciale, prima intestata al Commissario delegato per la ricostruzione (somme da gestire pari a 447 milioni di euro). 3 dicembre Riparto delle risorse (345 milioni di euro) disponibili per la ricostruzione privata (63% Aquila e 37% Cratere + 10 milioni di euro agli altri Comuni). 21 dicembre DPCM di proroga della gestione stralcio fino al 28 febbraio Riparto con delibera CIPE di milioni di euro provenienti dal Decreto Legge 39/2009 convertito con Legge 77/ gennaio Trasferimento di 189 milioni di euro (delibera CIPE 43/2012). 28 Febbraio Fine della gestione stralcio settembre Pubblicazione dei 14 bandi di concorso per 300 unità di personale a tempo indeterminato da impiegare nella ricostruzione. 4 ottobre Presentazione pubblica della Relazione finale del Commissario delegato per la ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo al Presidente del Consiglio dei Ministri. 12 ottobre Nomina dei titolari degli Uffici Speciali. 3 dicembre Pubblicazione di 2 bandi di concorso pubblico per 50 unità di personale a tempo determinato da impiegare negli Uffici speciali. 4 febbraio Sottoscrizione del DPCM sulle modalità parametriche di definizione dei contributi per la ricostruzione. 25 febbraio Sottoscrizione dei contratti dei due coordinatori degli Uffici Speciali. 1516 2. L avvio degli Uffici Speciali per la ricostruzione 1617 2. L avvio degli Uffici Speciali per la ricostruzione Gli Uffici Speciali per la ricostruzione L articolo 67 ter, comma 2, del decreto-legge 83 del 22 giugno, convertito in legge 134 del 7 agosto 2012, istituisce gli Uffici Speciali per la ricostruzione USRA per la Città dell Aquila USRC per i Comuni del Cratere 7 agosto INTESA: viene determinata l organizzazione, la struttura, la durata, i compiti, i rapporti con i livelli istituzionali, la dotazione di risorse umane e strumentali dell Ufficio Speciale per la città dell Aquila. 9/10 agosto INTESA: viene determinata l organizzazione, la struttura, la durata, i compiti, i rapporti con i livelli istituzionali, la dotazione di risorse umane e strumentali dell Ufficio Speciale per i Comuni del cratere. 31 gennaio 2013 è pubblicato il regolamento dell Ufficio Speciale per la città dell Aquila con cui sono disciplinati l organizzazione e il funzionamento dell Ufficio. 7 febbraio 2013 è pubblicato il regolamento dell Ufficio Speciale per i Comuni del cratere con cui sono disciplinati l organizzazione e il funzionamento dell Ufficio. 1718 2. L avvio degli Uffici Speciali per la ricostruzione L Ufficio Speciale per la ricostruzione della Città dell Aquila USRA Regolamento di organizzazione e funzionamento La struttura RISORSE UMANE 1 Coordinatore 25 Unità di personale a tempo indeterminato 25 Unità di personale a tempo determinato FUNZIONI Istruttoria Tecnico Economica delle richieste di contributo per l edilizia privata; Promozione della qualità degli interventi tramite assistenza tecnica; Monitoraggio e Banca Dati modello MEF; Verifica tecnico-finanziaria del Piano di Ricostruzione. Area Giuridico-Amministrativa USRA Ufficio Speciale Ricostruzione Area Tecnica e della Programmazione Area Amministrativo - Contabile Modello organizzativo Area della comunicazione Area della valutazione dei piani di sviluppo e dei programmi innovativi Sito web 1819 2. L avvio degli Uffici Speciali per la ricostruzione IL PROGETTO BANCHE DATI (Determinazione n. 5 del 14 marzo 2013) Al fine di dare attuazione ai principi di trasparenza, fruibilità dell informazione e partecipazione delle istituzioni e della cittadinanza, è in corso di implementazione la gestione. Partecipanti: Comune / SED Banche dati emergenza, Università, CNR, Regione, Filiera. Sistema di georeferenziazione delle pratiche. 1920 2. L avvio degli Uffici Speciali per la ricostruzione L Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del Cratere USRC Regolamento di organizzazione e funzionamento Sito web La struttura Modello organizzativo USRC Ufficio Speciale Ricostruzione Comune del Cratere RISORSE UMANE 1 Coordinatore 25 Unità di personale a tempo indeterminato 25 Unità di personale a tempo determinato FUNZIONI Coordinamento degli UTR e supporto ai comuni Analisi informatica e informazione Promozione Pianificazione e Sviluppo Area Tecnica e della Programmazione Area Amministrativo- Contabile Area Giuridico- Amministrativa Coordinamento Istruttoria Tecnico Economica PdR Monitoraggio e Banca Dati modello MEF Piani di Sviluppo UTR Uffici Territoriali della Ricostruzione 2021 2. L avvio degli Uffici Speciali per la ricostruzione Gli Uffici Territoriali della Ricostruzione - UTR UTR 2 UTR Uffici Territoriali della Ricostruzione UTR 9 UTR 8 UTR 3 UTR 6 UTR 4 UTR 7 UTR 5 Sono istituiti gli Uffici Territoriali della ricostruzione UTR presso i Comuni capo fila, fanno eccezione AO2 e AO6. AO2 Campotosto (UTR a Barete) AO3 Montorio al Vomano (TE) AO4 Castel Del Monte AO5 Bussi sul Tirino (PE) AO6 Prata D Ansidonia (UTR a Caporciano) AO7 Goriano Sicoli AO8 Barisciano AO9 Rocca di Mezzo RISORSE UMANE 72 unità di personale a tempo indeterminato suddivise secondo Accordo, organizzati su Convenzioni tra Comuni Area Omogenea e tramite Regolamenti Interni FUNZIONI Filiera Pratiche Edilizia Privata Rapporti con territorio Comuni oltre cratere : Governance da implementare La struttura 2122 2. L avvio degli Uffici Speciali per la ricostruzione I piani di ricostruzione nei Comuni del Cratere (escluso L Aquila) PdR redatti o in corso di predisposizione 56 COMUNI alla data del 12 marzo 2013 Piani di ricostruzione Numero PDR adottati 29 PDR predisposti 14 PDR ad intesa 13 PDR adottati PDR predisposti PDR ad intesa 23% 25% 52% 2223 3. Le risorse finanziarie24 3. Gestione Le risorse del finanziarie post terremoto: strumenti di attuazione Programmazione e gestione risorse finanziarie ricostruzione: marzo marzo 2013 A) Ricognizione delle risorse: stanziamenti per milioni di euro di cui circa non assegnati. I pagamenti risultano pari a circa milioni di euro. Marzo 2012 B) Delibera CIPE 43/2012: assegnazione di 534 milioni di euro, di cui 345 milioni di euro per l edilizia privata e 189 per interventi pubblici. La ricostruzione avviene principalmente tramite trasferimenti da Cassa Depositi e Prestiti (circa milioni di euro) e dalla contabilità speciale del Commissario delegato per la ricostruzione (circa 200 milioni di euro) C) Delibera CIPE 135/2012: assegnazione di milioni di euro per proseguire la ricostruzione e avviare lo sviluppo Dicembre 2012 D) Risorse residue non assegnate: 621 milioni di euro (stima), di cui 600 milioni di euro per interventi INAIL (D = A-B-C) Marzo 2013 Trasferimento saldo gestione stralcio (465 milioni di euro) e risorse recuperate su precedenti Delibere CIPE (534 milioni di euro) Atti di Programmazione Trasferimenti25 Gestione 3. Le risorse del finanziarie post terremoto: strumenti di attuazione Dettaglio assegnazioni CIPE (Delibera 43 marzo 2012) e successivi trasferimenti 189 milioni di euro - INTERVENTI PUBBLICI Intervento Beneficiario Importo (in milioni di euro) Interventi vari nelle 6 aree a breve - Ambito B - della città di L Aquila Comune di L Aquila 3 Edilizia pubblica del centro storico di L Aquila Provveditorato Comune di L Aquila Dir. Reg. BB.CC. Mura Urbiche e Chiesa di Santa Maria del Soccorso Dir. Reg. BB.CC. 9,1 Interventi sulle reti e gli impianti nella città di L Aquila G.S.A. 27,15 Interventi sulle reti dei Comuni di Capitignano e Cagnano Amiterno A.T.O. n.1 2,9 47,1 Avvio anno scolastico (ampliamento offerta formativa, tempo pieno e prolungato, manutenzione MUSP ecc.) Ripresa attività produttive (PMI e grandi imprese che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli a causa del sisma) Ufficio scolastico regionale 5,8 Regione Abruzzo 43,8 Messa in sicurezza edifici di culto Dir. Reg. BB.CC. 14,2 Tribunale del Comune di Chieti Provveditorato 6,7 Prevenzione contro il dissesto idrogeologico e Fontana 99 cannelle Comune di L Aquila 0,6 Edilizia residenziale pubblica ATER L Aquila 29 2526 Gestione 3. Le risorse del finanziarie post terremoto: strumenti di attuazione Dettaglio assegnazioni CIPE (Delibera 43, marzo 2012) e successivi trasferimenti milioni di euro EDILIZIA PRIVATA EDILIZIA PRIVATA Milioni di euro L Aquila Comuni del Cratere 124 Comuni Fuori cratere 10 TOTALE Trasferito27 3. Le risorse finanziarie Dettaglio assegnazioni CIPE (Delibera 135, dicembre 2012) milioni di euro EDILIZIA PRIVATA, EDILIZIA PUBBLICA, SVILUPPO E INTERVENTI VARI Finalizzazione Milioni di euro Milioni di euro Edilizia Privata di L Aquila 985 periferie 410 centro storico 575 Edilizia Privata dei 56 Comuni del Cratere 460 periferie 256 centro storico 204 Edilizia pubblica 450 Edilizia pubblica di L Aquila 262 Edilizia pubblica dei 56 Comuni del Cratere 188 Edilizia privata e pubblica dei Comuni fuori Cratere 55 Interventi per lo sviluppo 100 Spese per popolazione, emergenze e altre necessità 180 Assistenza tecnica 15 Totale generale28 3. Gestione Le risorse del finanziarie post terremoto: strumenti di attuazione Trasferimenti della gestione stralcio dal 10 ottobre 2012 al 28 febbraio 2013 Totale trasferito 464,7 milioni di euro 116 mln Altro: macerie, puntellamenti, ristoro ex aree accoglienza, consumi intermedi, funzionamento strutture e EELL, mobilità studenti, progetti sociali, espropri... Ministero della Difesa 7 milioni di euro Stipendi Assistenza 6 7 milioni alla popolazione di euro 39 mln Assistenza alla popolazione Focus In circa 5 mesi di operatività sono stati emessi ordinativi di pagamento per 464,7 milioni di euro: una media, festivi inclusi, di 7 ordinativi e 3,1 milioni di euro circa al giorno. 200 mln 89,7 mln 1 Edilizia privata 5,5 milioni di euro Edilizia scolastica Opere Pubbliche 2829 Milioni di euro Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri Gestione 3. Le risorse del finanziarie post terremoto: strumenti di attuazione Trasferimenti per la ricostruzione privata tramite canale C.DD.PP. - Cratere abruzzese Trasferimenti da C.DD.PP. A banche* Trasferimenti dalle banche ai privati* Il finanziamento tramite C.DD.PP. ha riguardato gli edifici con esito B, C ed E, classificati secondo le schede AeDES ( B= temporaneamente inagibili, C= parzialmente inagibile, E= inagibile) *Plafond C.DD.PP.: milioni di euro, esaurito a ottobre 2012 *dato stimato 2930 4. Lo stato d attuazione 3031 (**) (**) numero Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri 4. Lo stato di attuazione Rientri a casa Abitanti senza casa al 6 aprile Aggiornamento al marzo 2013 (**) dato stimato 3132 gen-10 feb-10 mar-10 apr-10 mag-10 giu-10 lug-10 ago-10 set-10 ott-10 nov-10 dic-10 gen-11 feb-11 mar-11 apr-11 mag-11 giu-11 lug-11 ago-11 set-11 ott-11 nov-11 dic-11 gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 ott-12 nov-12 dic-12 gen-13 feb-13 numero milioni di euro Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri 4. Lo stato di attuazione EDILIZIA PRIVATA - Comune dell Aquila - Immobili con esito «E» periferie e centri storici importo contributi concessi, milioni di euro istruttorie approvate Filiera contributi concessi Comune33 gen-10 feb-10 mar-10 apr-10 mag-10 giu-10 lug-10 ago-10 set-10 ott-10 nov-10 dic-10 gen-11 feb-11 mar-11 apr-11 mag-11 giu-11 lug-11 ago-11 set-11 ott-11 nov-11 dic-11 gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 ott-12 nov-12 dic-12 numero Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri 4. Lo stato di attuazione EDILIZIA PRIVATA - Comune dell Aquila Cantieri aperti immobili con esito «E»: periferie e centri storici Dato mensile cumulato 3334 4. Lo stato di attuazione EDILIZIA PRIVATA - Comune dell Aquila - Delibera CIPE 135 del dicembre 2012 Periferie: 410 milioni di euro Il riavvio della ricostruzione della periferia avviene utilizzando un criterio di priorità ordinaria (cronologico) Situazione attuale 80 milioni di euro: importo dei contributi riconosciuti ma non erogati; 310 milioni di euro: importo dei contributi delle pratiche istruite positivamente; pratiche in corso di istruttoria ; 900 milioni di euro: importo totale stimato dell ulteriore fabbisogno finanziario. Centro storico: 575 milioni euro La ricostruzione avviene sulla base dei seguenti criteri: Priorità alta (70% delle risorse) Capoluogo: Asse centrale e progetti unitari ambito B; aggregati con presenza di porzioni o unità strutturali vincolate. Criteri di individuazione: cantierabilità degli interventi; coordinamento tra interventi pubblici e privati. Frazioni prioritarie (Onna, Tempera, Paganica, etc. ). Criteri di individuazione: rilievo macrosismico; esiti di agibilità; densità abitativa. Priorità ordinaria (30% delle risorse) Capoluogo: centro storico fuori Asse centrale Restanti frazioni. 3435 4. Lo stato di attuazione EDILIZIA PRIVATA - Comune dell Aquila. Nuova procedura per l erogazione dei contributi Convenzione ABI* Il Comune accredita il contributo per la ricostruzione o riparazione dell'immobile danneggiato su un conto corrente infruttifero. Sono previste due modalità di trasferimento delle risorse: A) Progetti presentati con la scheda parametrica - 3 rate: I) 2% del contributo - rimborso per spese tecniche II) 44% del contributo III) 44% del contributo B) Progetti presentati con la vecchia procedura - 2 rate: I) 46% del contributo II) 44% del contributo Il saldo (10%), in entrambi i casi, avviene successivamente alla verifica da parte del Comune della documentazione relativa all'ultimazione dei lavori. * E prevista la possibilità di estendere questa convenzione agli altri 56 Comuni del Cratere. 3536 4. Lo stato di attuazione EDILIZIA PRIVATA 56 comuni del cratere - Delibera CIPE 135 del dicembre 2012 Periferie: 256 milioni di euro Il 60% di questo importo è assegnato figurativamente e in modo uniforme a tutti i 56 Comuni del cratere. Il trasferimento delle risorse ai Comuni è effettuato dagli 8 Uffici territoriali (UTR) sulla base delle effettive esigenze. L ulteriore 40% è assegnato ai Comuni proporzionalmente alla stima dei danni rilevati (esito E ). Centri storici: 204 milioni di euro Il criterio di riparto delle risorse per avviare la ricostruzione dei centri storici prevede che il trasferimento sia effettuato dagli 8 Uffici territoriali sulla base delle effettive esigenze dei Comuni. 3637 4. Lo stato di attuazione Interventi pubblici - Comune dell Aquila* Numero interventi Importi EDILIZIA UNIVERSITARIA 9 interventi EDILIZIA SCOLASTICA 34 interventi EDILIZIA UNIVERSITARIA 40 milioni di euro EDILIZIA SCOLASTICA 45,5 milioni di euro EDILIZIA PUBBLICA 76 interventi EDILIZIA PUBBLICA 664 milioni di euro * Al netto degli interventi della Direzione Regionale BB.CC. Rielaborazioni di informazioni contenute in Delibere, Decreti e OPCM (dati soggetti a verifica) 3738 38 4. Lo stato di attuazione Focus su alcuni interventi pubblici di particolare importanza e in progettazione Programmazione ante Delibera CIPE 135 dicembre 2012 INTERVENTO 1. EX PALAZZO DEL LITTORIO - VIA SASSA, EX MONASTERO SANTA CATERINA DA SIENA - VIA SASSA EX CONVENTO DI SANTA TERESA - VIA ROMA, 64 PALAZZO MARGHERITA PIAZZA PALAZZO 5. SCUOLA DE AMICIS - PIAZZA DEL TEATRO 6. EX LICEO SCIENTIFICO - VIA MAIELLA 7. TEATRO S. FILIPPO VIA CAVOUR TEATRO COMUNALE - PIAZZA DEL TEATRO MUSEO SIGNORINI-CORSI VIA PATINI, CINEMA MASSIMO - CORSO FEDERICO II 11. RIDOTTO DEL TEATRO COMUNALE - PIAZZA DEL TEATRO 12. FRANA COLLINA BELVEDERE 13. MURA URBICHE COMPRESE TRA PORTA RIVERA E STAZIONE FERROVIARIA 14. PONTE DI S. APOLLONIA IMPORTO TEMPI RESIDUI TOTALI 9 mesi 27 mesi 2 mesi ,00 Progettazione Gara d'appalto Tempi di lavorazione dalla consegna collaudo 38 mesi 18 mesi 25 mesi 2 mesi ,00 Progettazione e Gara d'appalto Tempi di lavorazione dalla consegna collaudo 45 mesi 11 mesi 27 mesi 2 mesi ,00 Progettazione e Gara d'appalto Tempi di lavorazione dalla consegna collaudo 40 mesi 8 mesi 24 mesi 2 mesi ,00 Progettazione Gara d'appalto Tempi di lavorazione dalla consegna collaudo 34 mesi 6 mesi 24 mesi 2 mesi ,00 Progettazione Gara d'appalto Tempi di lavorazione dalla consegna collaudo 32 mesi ,00 Progettazione ,00 Progettazione ,00 Progettazione ,00 Progettazione 8 mesi 26 mesi 2 mesi Gara d'appalto 8 mesi 22 mesi 2 mesi Gara d'appalto Tempi di lavorazione dalla consegna collaudo 36 mesi Tempi di lavorazione dalla consegna collaudo 32 mesi 10 mesi 28 mesi 2 mesi Gara d'appalto 8 mesi 14 mesi 2 mesi Gara d'appalto Tempi di lavorazione dalla consegna collaudo 40 mesi Tempi di lavorazione dalla consegna collaudo 24 mesi 6 mesi 14 mesi 2 mesi ,00 Progettazione Gara d'appalto Tempi di lavorazione dalla consegna collaudo 22 mesi ,00 Progettazione ,14 Progettazione ,00 Progettazione ,00 Progettazione 6 mesi 12 mesi 2 mesi Gara d'appalto Gara d'appalto Gara d'appalto Tempi di lavorazione dalla consegna collaudo 20 mesi 10 mesi 2 mesi Tempi di lavorazione dalla consegna collaudo 12 mesi Lavori 4 mesi 2 mesi Tempi di lavorazione dalla consegna collaudo 8 mesi 12 mesi 2 mesi Gara d'appalto 6 mesi Tempi di lavorazione dalla consegna collaudo 22 mesi39 4. Lo stato di attuazione Focus Interventi pubblici nel Comune dell Aquila- Programmazione Delibera CIPE 135 del dicembre 2012 TIPOLOGIA DI INTERVENTO Assegnazione Milioni di euro 1 EDILIZIA CIMITERIALE 6,63 2 EDILIZIA SCOLASTICA 6,39 3 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ERP 10,29 4 ALTRI INTERVENTI 51,30 Accademia Internazionale dell' Immagine 6,00 Ex ONPI 3,00 Palazzetto dello Sport 2,00 Recupero palazzina ex Finmek 1,70 Recupero sedi Istit. Cons.Regionale 7,80 Istituto S. Maria degli Angeli 3,50 San Domenico 2,00 San Bernardino 15,00 Scuola media Mazzini 7,50 Camera di Commercio 2,80 5 PROGETTI STRATEGICI 130,40 Interventi di riqualificazione nell'ambito di progetti unitari 10,00 Ricostruzione reti sottoservizi 52,90 Site preparation, grid, communication network, rete sensori, control room, sistemi di gestione 17,50 Spazi pubblici e rete viaria 15,00 Sede unica del Comune 35,00 TOTALE 205,00 PROGETTI STRATEGICI 130,40 milioni di euro EDILIZIA CIMITERIALE 6,63 milioni di euro EDILIZIA SCOLASTICA 6,39 milioni di euro ERP 10,29 milioni di euro ALTRI INTERVENTI 51,30 miluioni di euro 3940 4. Lo stato di attuazione Focus Sottoservizi. Comune dell Aquila Mancanza di coordinamento nella progettazione e gestione dei servizi sotterranei delle reti tecnologiche. Alla fine del 2012 si è formulato un progetto unitario per il Centro storico che prevede il rifacimento complessivo del sistema delle reti idrica, fognaria, elettrica, telecomunicazioni, gas. Viene lanciato un primo bando europeo per la realizzazione delle infrastrutture nelle zone dell'asse Centrale e di S. Maria di Farfa per un investimento complessivo di circa 33 milioni di euro e la copertura di quasi il 40% dell'area del centro storico. 4041 4. Lo stato di attuazione Focus Sottoservizi. Comune di L Aquila Il progetto L infrastruttura Smart Grids per L Aquila in collaborazione con Enel Distribuzione: prevede interventi nel settore delle Smart Grids, abilitando nel contempo alla realizzazione di misure per la fornitura di servizi innovativi ai cittadini e alla Pubblica Amministrazione; consente, grazie al ruolo Abilitatore di nuovi servizi proprio delle Smart Grids, di razionalizzare i consumi energetici negli edifici e nel settore dei trasporti mediante l applicazione di nuovi dispositivi e funzionalità; favorisce il coinvolgimento di altri stakeholder industriali (es.: car manufacturer, etc.), con l obiettivo di creare un circolo virtuoso di competenze ed investimenti a livello locale di cui il territorio possa beneficiare. Macro Categoria Intervento Costo complessivo in euro GRIDS PREPARATION E COMMUNICATION NETWORK e FUNZIONALITA EVOLUTE SMART GRIDS SMART URBAN SERVICES ATTIVITA DI COMUNICAZIONE ATTIVITA Smart Grids SU COMUNI LIMITROFI (Cagnano Scoppito) TBE Costo totale del Progetto in euro42 4. Lo stato di attuazione Focus Sottoservizi. Comune di L Aquila 42 Vedere altro
17875 LEGGE REGIONALE 20 maggio 2014, n. 27 Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni Istituzione del fascicolo del fabbricato. IL CONSIGLIO REGIONALE HA Dettagli Il Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo
Il Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo DECRETO N. 12 (Disposizioni regolamentari per la costituzione dei consorzi obbligatori ai sensi dell art. 7 dell ordinanza Dettagli RELAZIONE SULLA FORMAZIONE DEL CATASTO DEGLI AGGREGATI EDILIZI
Comune di San Demetrio Ne Vestini Provincia dell Aquila RELAZIONE SULLA FORMAZIONE DEL CATASTO DEGLI AGGREGATI EDILIZI 1. INTRODUZIONE La sottoscritta arch. Tiziana Del Roio, iscritta all Ordine degli Dettagli dello dei E DEI Stato Sta tale dell per CF Mini e dei cotra Via 69, per delle che , con zzetta dest 63, ), ha per 147, che dest per il euro che
A LLEGATO Min nistero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SERVIZI INFORMATIVI E STATISTICI DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E INTERVENTI SPECIALI CONVENZIONE TRA Dettagli DIRETTORE UOC SIA (Sistema Informativo Aziendale) Numero telefonico dell ufficio 07346252922 Fax dell Ufficio 07346252811 E-mail istituzionale
INFORMAZIONI PERSONALI Cognome Nome INTORBIDA STEFANO Data di Nascita 15/01/1962 Qualifica Dirigente Ingegnere Amministrazione ASUR - AREA VASTA N. 4 Incarico attuale DIRETTORE UOC SIA (Sistema Informativo Dettagli Ordinanza n. 27 del 12 marzo 2013
IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 Ordinanza n. 27 del 12 marzo 2013 Controllo dei progetti Dettagli Per San Lazzaro. Insieme per i prossimi 5 anni PROGRAMMA. MODALITA DI ATTUAZIONE (in ottemperanza alla normativa vigente)
TU Per San Lazzaro Insieme per i prossimi 5 anni PROGRAMMA MODALITA DI ATTUAZIONE (in ottemperanza alla normativa vigente) Territorio: Urbanistica: Cosa: Agevolazioni per la riqualificazione dell esistente: Dettagli IL PIANO CASA PER LA TRANSIZIONE E L AVVIO DELLA RICOSTRUZIONE GUIDA PER IL CITTADINO
dopo il TERREMOTO IL PIANO CASA PER LA TRANSIZIONE E L AVVIO DELLA RICOSTRUZIONE GUIDA PER IL CITTADINO Assicurare la ricostruzione di case e imprese secondo tempi certi e procedure snelle, garantendo Dettagli 2013-2018 ROMA CAPITALE
SINTESI DDL CITTA METROPOLITANE, PROVINCE, UNIONI COMUNI SENATO Il disegno di legge 1212 Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni approvato dal Senato ha Dettagli DECRETI - ATTI DELLA REGIONE
Opere di urbanizzazione di Catia Carosi Con il termine opere di urbanizzazione si indica l insieme delle attrezzature necessarie a rendere una porzione di territorio idonea all uso insediativo previsto Dettagli CONTO DEL BILANCIO 2013
CONTO DEL BILANCIO 03 IMPEGNI PER SPESE CORRENTI I N T E R V E N T I C O R R E N T I Personale Acquisto di beni di Consumo e/o di Materie Prime Prestazioni di servizi Utilizzo di Beni di terzi Trasferimenti Dettagli INCENTIVI PER ATTIVITA DI PROGETTAZIONE E DI PIANIFICAZIONE
II Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE Azioni di supporto ai Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 INCENTIVI PER ATTIVITA DI Dettagli DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 3 giugno 2010, n. 1309
18120 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 16-06-2010 vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti responsabili per competenza in materia che Dettagli DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI SASSARI UFFICIO TECNICO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL EDIFICIO SITO IN SASSARI IN LARGO PORTA NUOVA DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE Dettagli Ordinanza n. 16 del 30 Aprile 2015
IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO ai sensi dell art. 1 comma 2 del D.L.N. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012 Ordinanza n. 16 del 30 Aprile 2015 Modifiche all Ordinanza Dettagli ART. 19 - G - SERVIZI GENERALI (vigenti)
Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE Circolare 10 febbraio 2014, n. 4567 Termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l erogazione Dettagli Ordinanza n.20 dell 8 Maggio 2015
IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 Ordinanza n.20 dell 8 Maggio 2015 Approvazione delle Dettagli PROGETTO PROVINCIA DI TORINO FORMA.TEMP DESCRIZIONE DEL PROCESSO
PROGETTO PROVINCIA DI TORINO FORMA.TEMP DESCRIZIONE DEL PROCESSO Questo documento descrive le principali fasi del progetto congiuntamente promosso dalla Provincia di Torino e da Forma.Temp nei termini Dettagli STIME VALUTAZIONI TENDENZE DEL MERCATO DEL LAVORO DI MILANO - economia territoriale in pillole-
STIME VALUTAZIONI TENDENZE DEL MERCATO DEL LAVORO DI MILANO - economia territoriale in pillole- A cura del dipartimento mercato del lavoro Formazione Ricerca della Camera del Lavoro Metropolitana di Milano Dettagli CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI
CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Nome Degl Innocenti Alessandro Data di nascita 4/10/1951 Qualifica Dirigente Amministrazione Comune di Pontassieve Incarico attuale Dirigente Area Governo del Territorio Dettagli Lo Sblocca Italia in pillole
Lo Sblocca Italia in pillole Con il decreto Sblocca Italia il Governo ha varato una serie di norme volte a rimettere in moto il settore produttivo del Paese, a sostegno della filiera imprenditoriale e Dettagli Articoli 6 e 8 dello Statuto; articoli 2, 3 e 4 del Regolamento per gli istituti di partecipazione
Proposta di iniziativa popolare concernente il programma di recupero urbano laurentino e l'inserimento del Fosso della Cecchignola nella componente primaria della rete ecologica e destinazione dell'intera Dettagli IL GOVERNO SIA ALL ALTEZZA DELLA SFIDA DEL GREEN DEAL LA CURA DA CAVALLO STA UCCIDENDO IL MINISTERO DELL AMBIENTE
IL GOVERNO SIA ALL ALTEZZA DELLA SFIDA DEL GREEN DEAL LA CURA DA CAVALLO STA UCCIDENDO IL MINISTERO DELL AMBIENTE Il dibattito nel nostro Paese da tempo rincorre le emergenze istituzionali, economiche, Dettagli Progetto VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CULTURA e SVILUPPO FESR 2014-2020 Sintesi DICEMBRE 2014 1. Inquadramento e motivazioni Il Ministero dei Beni, delle Dettagli PIANO DEGLI ELETTRODOTTI DELLA RETE ELETTRICA DI TRASMISSIONE NAZIONALE
PIANO DEGLI ELETTRODOTTI DELLA RETE ELETTRICA DI TRASMISSIONE NAZIONALE Nuovo collegamento sottomarino a 500 kv in corrente continua SAPEI (Sardegna-Penisola Italiana) SCHEDA N. 178 LOCALIZZAZIONE CUP: Dettagli Art. 2 (Procedimento di approvazione e variazione) PARTE PRIMA
4 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 162 suppl. del 15-10-2009 PARTE PRIMA Corte Costituzionale LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2009, n. 20 Norme per la pianificazione paesaggistica. La seguente Dettagli REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA
Lombardia 300/2014/PAR REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott. Gianluca Braghò dott. Donato Centrone dott. Andrea Luberti Dettagli Il programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A.
Il programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A. Firenze, 27 novembre 2013 Classificazione Consip Public indice Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti Focus: Convenzione per Dettagli CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE FUNZIONI STRUMENTALI AL P.O.F.
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE Giovanni Caboto GAETA CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE FUNZIONI STRUMENTALI AL P.O.F. A.S. 2013-2014 1. Richiesta per accedere alle Funzioni strumentali al P.O.F. Dettagli Tale comma 6-bis dell art. 92 del codice è stato abrogato in sede di conversione (cfr. infra). www.linobellagamba.it
Il nuovo incentivo per la progettazione Aggiornamento e tavolo aperto di discussione Lino BELLAGAMBA Prima stesura 4 ottobre 2014 Cfr. D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 13, comma 1, nella formulazione anteriore Dettagli RAPPORTO MENSILE SUL SISTEMA ELETTRICO CONSUNTIVO DICEMBRE 2014
RAPPORTO MENSILE SUL SISTEMA ELETTRICO CONSUNTIVO DICEMBRE 2014 1 Rapporto Mensile sul Sistema Elettrico Consuntivo dicembre 2014 Considerazioni di sintesi 1. Il bilancio energetico Richiesta di energia Dettagli COMUNE DI COLLESANO. Provincia di Palermo AREA TECNICO - MANUTENTIVA
COMUNE DI COLLESANO Provincia di Palermo AREA TECNICO - MANUTENTIVA DETERMINAZIONE N. _791_ DEL _16.12.2013 (n int. _299_ del _16.12.2013_) OGGETTO: Lavori di Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone Dettagli COS E CRES: CLIMA RESILIENTI
COS E CRES: CLIMA RESILIENTI PROGETTO DI KYOTO CLUB VINCITORE DI UN BANDO DEL MINISTERO DELL AMBIENTE SUI PROGETTI IN MATERIA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E SVILUPPO SOSTENIBILE OBIETTIVI DEL PROGETTO CRES Dettagli Istituto per il Credito Sportivo
Istituto per il Credito Sportivo REGOLAMENTO SPAZI SPORTIVI SCOLASTICI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI MUTUI AGEVOLATI DELL ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO INDICE 1. Perché vengono concessi contributi Dettagli Le novità per gli appalti pubblici
Le novità per gli appalti pubblici La legge 98/2013 contiene disposizioni urgenti per il rilancio dell economia del Paese e, fra queste, assumono particolare rilievo quelle in materia di appalti pubblici. Dettagli Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi La Regione Puglia nel percorso del POAT DAGL Laboratori e sperimentazioni per il miglioramento della qualità della Dettagli COMUNE DI CALCIANO Provincia di Matera
IX/11/1 Dichiarazione Popolazione e cultura I Ministri delle Parti contraenti della Convenzione delle Alpi attribuiscono agli aspetti socio economici e socio culturali indicati all art 2, comma 2, lettera Dettagli inform@ata news n.02.15
Per contatti o segnalazioni: e-mail: r.fiore@flcgil.it siti internet: www.flc-cgiltorino.it www.flcgil.it inform@ata news n.02.15 la newsletter di informazione sulle problematiche del settore ATA della Dettagli AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI INFOMOBILITÀ - ATTIVITÀ IV.4 DEL POR CREO 2007-2013. Giunta Regionale
Documento su Situazione finanziaria delle Province e valutazione sulla sostenibilità del concorso delle Province e Città metropolitane alla riduzione della spesa pubblica Analisi tecnica operata sulla Dettagli ATTIVITA DELLA REGIONE LIGURIA NELL AMBITO DEGLI STUDI E INDAGINI SULLA MICROZONAZIONE SISMICA
STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA: TEORIA ED APPLICAZIONI AOSTA, Loc. Amérique Quart (AO), 18-19 Ottobre 2011 Assessorato OO.PP., Difesa Suolo e Edilizia Residenziale Pubblica - Servizio Geologico ATTIVITA Dettagli La strategia regionale per l attuazione della politica degli acquisti
La strategia regionale per l attuazione della politica degli acquisti pubblici ecologici Olbia, 17 maggio 2013 Gli appalti pubblici coprono una quota rilevante del PIL, tra il 15 e il 17%: quindi possono Dettagli 9. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano aumenti di spesa a carico del bilancio regionale.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano aumenti di spesa a carico del bilancio regionale. Art. 27 Adeguamento della legge regionale n.3/2007 alla normativa nazionale 1. Alla legge Dettagli DOMANDA DI NUOVO CONTRIBUTO PER L AUTONOMA SISTEMAZIONE C H I E D E DICHIARA QUANTO SEGUE
MODULO DOMANDA / NUOVO CAS-SISMA MAGGIO 2012 DOMANDA DI NUOVO CONTRIBUTO PER L AUTONOMA SISTEMAZIONE (Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 Dettagli Avviso Pubblico Giovani Attivi
All. A Avviso Pubblico Giovani Attivi P.O.R. Campania FSE 2007-2013 Asse III Obiettivo Specifico: g) Sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il (re)inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati Dettagli Deliberazione n.119/2015/par. REPUBBLICA ITALIANA Corte dei conti Sezione di controllo per la Regione siciliana
Deliberazione n.119/2015/par REPUBBLICA ITALIANA Corte dei conti Sezione di controllo per la Regione siciliana nella camera di consiglio del 12 febbraio 2015 visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, Dettagli IL FONDO DIFONDI PRIVATE DEBT
I MINIBOND: nuovi canali di finanziamento alle imprese a supporto della crescita e dello sviluppo 15Luglio 2015 IL FONDO DIFONDI PRIVATE DEBT Dr. Gabriele Cappellini Amministratore Delegato Fondo Italiano Dettagli Ufficio studi IL LAVORO NEL TURISMO
OSSERVATORIO SUL PRECARIATO gennaio-marzo 2015 RAPPORTI DI LAVORO ATTIVATI (1) NEI MESI GENNAIO-MARZO DEGLI ANNI 2013, 2014 E 2015 A. NUOVI RAPPORTI DI LAVORO A1. Assunzioni a tempo indeterminato gen-mar Dettagli Guida alla corretta applicazione della normativa sull abbattimento delle barriere architettoniche
Comune di Parma Guida alla corretta applicazione della normativa sull abbattimento delle barriere architettoniche A vent anni dall entrata in vigore della più importante legge sull abbattimento delle barriere Dettagli Nuovo Piano Casa Regione Lazio. Legge 11 agosto 2009 n. 21, come modificata dalle leggi 13 agosto 2011 nn. 10 e 12
Nuovo Piano Casa Regione Lazio Legge 11 agosto 2009 n. 21, come modificata dalle leggi 13 agosto 2011 nn. 10 e 12 AMBITO DI APPLICAZIONE (Art. 2) La Legge si applica agli edifici: Legittimamente realizzati Dettagli Prot. N. 931 /E7 Volterra, 14 aprile 2014 INTESA CONTRATTO INTEGRATIVO D ISTITUTO
ISTITUTO d ISTRUZIONE SUPERIORE GIOSUÈ CARDUCCI LICEO CLASSICO, SCIENTIFICO, SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO V.le Trento e Trieste n 26-56048 - Volterra (PI) - tel. 0588 86055 - fax 0588 90203 ISTITUTO STATALE Dettagli FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI E MODALITA DI ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI ( ART. 19 DL 95/2012)
COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE Piazza Matteotti, 8-35040 Megliadino San Vitale - PD - REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ SOMMARIO: Capo I - Le competenze del servizio economico-finanziario Capo II - La programmazione Dettagli Regolamento per l assegnazione dei contributi per "edifici di culto ed altri edifici per servizi religiosi" e per "centri civici e sociali
Regolamento per l assegnazione dei contributi per "edifici di culto ed altri edifici per servizi religiosi" e per "centri civici e sociali attrezzature culturali e sanitarie." (Deliberazioni del Consiglio Dettagli Il Postino Telematico
1 Il Postino Telematico Incontro con le Organizzazioni Sincali 17 NOVEMBRE 29 Vincent Nicola Santacroce Servizi Postali Gestione del Fabbisogno Informatico Descrizione del progetto 2 Il progetto postino Dettagli REGOLAMENTO DEI DIPARTIMENTI AD ATTIVITA INTEGRATA (DAI) DELL'AZIENDA OSPEDALIERA - UNIVERSITA' DI PADOVA. Premessa
Settore Segreteria e Direzione generale Ufficio Trasparenza e Comunicazione PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013 N. 33 Relazione anno 2014 a cura del Segretario Generale e della Dettagli D.L. 30 dicembre 2013, n. 151
D.L. 30 dicembre 2013, n. 151 Disposizioni di carattere finanziario indifferibili, finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti Dettagli Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013 Asse 4 LEADER. 2. GAL Prealpi e Dolomiti
Guida al PIANO CASA della Regione TOSCANA (aggiornata a gennaio 2014) 1 SOMMARIO INTRODUZIONE... pag. 3 IL PIANO CASA IN TOSCANA... pag. 4 INTERVENTI DI AMPLIAMENTO....pag. 5 INTERVENTI DI DEMOLIZIONE Dettagli Incentivazione dell energia elettrica da altre fonti rinnovabili
Incentivazione dell energia elettrica da altre fonti rinnovabili Beneficiari Riferimenti normativi Finalità dello strumento Regime transitorio Impianti, alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella Dettagli RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2009
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 009 Funzion 9 0 3 Servizio. Funzion 0 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 0 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 0 Segreteria Dettagli Senato della Repubblica
Senato della Repubblica Commissioni riunite 10 a (Industria, commercio, turismo) e 13 a (Territorio, ambiente, beni ambientali) Audizione nell'ambito dell'esame congiunto degli Atti comunitari nn. 60, Dettagli REGIONE SARDEGNA - DECRETO DELL ASSESSORE DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 20 DICEMBRE 1983, N. 2266/U.
REGIONE SARDEGNA - DECRETO DELL ASSESSORE DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 20 DICEMBRE 1983, N. 2266/U. DISCIPLINA DEI LIMITI E DEI RAPPORTI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DI NUOVI STRUMENTI URBANISTICI Dettagli I RAPPORTI DI LAVORO IN AMBITO SPORTIVO DILETTANTISTICO
SERVIZIO DECENTRAMENTO E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA AI PICCOLI COMUNI SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ATTIVITA TURISTICHE E SPORTIVE www.provincia.torino.gov.it FORUM IN MATERIA DI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI Dettagli Preambolo LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:
SENATO DELLA REPUBBLICA Attesto che il Senato della Repubblica, l 8 luglio 2015, ha approvato, con modificazioni, il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante Dettagli 84, via Angelica Balabanoff,00155, Roma
Numer o Data Tipo Codice bilancio Capitolo-Articolo Note Previsione 2011- Accer. Impegnato al 08-08-2011 Previsione 2012 Previsione 2013 1 16/08/2011 E 1011060 E 75-0 1011060: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF Dettagli SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI 12.4.2006 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11
SEZIONE I 12.4.2006 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11 LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI LEGGE REGIONALE 3 aprile 2006, n. 12 Norme in materia di polizia comunale. IL CONSIGLIO REGIONALE Dettagli Il Fondo di Garanzia per le PMI L. 662/96
Il Fondo di Garanzia per le PMI L. 662/96 Incontro formativo con gli operatori del territorio Lo stato dell arte del Fondo di Garanzia per le PMI Le attività di informazione e formazione operativa per Dettagli QuickTime e un decompressore TIFF (Non compresso) sono necessari per visualizzare quest'immagine.
12 incontri con 482 insegnanti obiettivi: Fornire informazioni sui terremoti e sulla sequenza in corso Dettagli sulla sismicità, la pericolosità sismica e il rischio sismico i dell area Cosa fare per ridurre Dettagli REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA
Lombardia/169/2015/PAR REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott.ssa Simonetta Rosa dott. Gianluca Braghò dott. Donato Centrone Dettagli di Francesco Verbaro 1
IL LAVORO PUBBLICO TRA PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE PARTE II - CAPITOLO 1 I L L A V O R O P U B B L I C O T R A P R O C E S S I D I R I O R G A N I Z Z A Z I O N E E I N N O V A Z I O N E Dettagli INDICE PREMESSE... 2 1. VALUTAZIONI TERRITORIALI URBANISTICHE... 4
INDICE PREMESSE... 2 1. VALUTAZIONI TERRITORIALI URBANISTICHE... 4 2. VALUTAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO... 6 2.1 COSTO DI PRODUZIONE DI UN FABBRICATO... 6 2.2 INCIDENZA DEL VALORE DEL TERRENO SUL FABBRICATO... Dettagli Ordinanza del DFI concernente il Premio del cinema svizzero
Ordinanza del DFI concernente il Premio del cinema svizzero 443.116 del 30 settembre 2004 (Stato 1 ottobre 2014) Il Dipartimento federale dell interno (DFI), visti gli articoli 8 e 26 capoverso 2 della Dettagli SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA DELL AMMINISTRAZIONE QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI TIPOLOGIE RISORSE Entrate aventi destinazione vincolata per legge Entrate acquisite mediante contrazione di Dettagli AVVISO PUBBLICO RENDE NOTO
Regione Puglia COMUNE DI VICO DEL GARGANO Provincia di Foggia - Ufficio Tecnico Comunale - III SETTORE - Largo Monastero, civ.6 e-mail aimolaelio@fastwebnet.it. e-mail aimolaelio@comune.vicodelgargano.fg.it Dettagli TESTI COORDINATI E AGGIORNATI
TESTI COORDINATI E AGGIORNATI Testo del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 31 dicembre 2014), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio Dettagli COMUNE DI VENEZIA. Estratto dal registro delle deliberazioni del COMMISSARIO STRAORDINARIO nella competenza del Consiglio comunale
COMUNE DI VENEZIA Estratto dal registro delle deliberazioni del COMMISSARIO STRAORDINARIO nella competenza del Consiglio comunale N. 87 DEL 14 MAGGIO 2015 E presente il COMMISSARIO STRAORDINARIO: VITTORIO Dettagli SENATO DELLA REPUBBLICA
10^ COMMISSIONE INDUSTRIA SENATO DELLA REPUBBLICA AUDIZIONE MARTEDI 8 MAGGIO 2012 ORE 14,30 I CONTRATTI D AREA ED I PATTI TERRITORIALI UN ESPERIENZA DI VALORE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO Via degli Uffici Dettagli RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2007
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 007 Funzion 0 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di con-trollo Servizio 0. 0 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 9 0 3 5.00 7.00.00 Servizio Dettagli 1. Premessa. Il contesto generale.
Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l efficienza energetica, il nucleare CIRCOLARE Alla Conferenza delle regioni e delle province autonome All Dettagli Progetto Rubiera Centro

References: articolo 67
 art. 7
 ART. 1
 art. 1
 ART. 19
 ART. 1
 Art. 2
 art. 92
 art. 13
 Art. 27
 ART. 19