Source: https://www.dtad.de/details/Projektmanagement_im_Bauwesen_81669_Muenchen-10980502_3
Timestamp: 2018-02-21 17:44:41+00:00

Document:
Ausschreibung - Projektmanagement im Bauwesen in München (ID:10980502)
> DTAD-ID: 10980502
Neubau eines Wohnquartiers an der Boschetsrieder Straße am EON-Gelände. Grundlage ist der Ende 2015 in Kraft tretende Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2072a). Auf Grundlage des Ende 2015 in...
Projektsteuerung EON-Gelände.
Neubau eines Wohnquartiers an der Boschetsrieder Straße am EON-Gelände. Grundlage ist der Ende 2015 in Kraft tretende Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2072a).
Die GEWOFAG Wohnen GmbH beabsichtigt auf der nordöstlichen Teilfläche WA 1.1 ca. 270 geförderte Mietwohnungen, ca. 150 Appartements einer städtischen Wohnheimnutzung, eine Kindertagesstätte, eine Kinder- und Jugendeinrichtung, eine ambulant betreute Pflege-Wohngemeinschaft sowie einen Bewohnertreff zu errichten. Die Maßnahme umfasst laut Bebauungsplan insgesamt ca. 33 000 m2 Geschossfläche. Der Bebauungsplan gibt eine Blockrandbebauung mit sechs- bis achtgeschossiger Höhenstaffelung vor. Die gemäß der Nutzung notwendigen Stellplätze sind in einer Tiefgarage nachzuweisen.
Folgende Grundleistungen ganz oder teilweise der Projektsteuerung gem. § 205 AHO werden dem Auftragnehmer übertragen:
Phase 1: Projektvorbereitung,
Phase 2: Planung,
Phase 3: Ausführungsvorbereitung,
Phase 4: Ausführung,
Phase 5: Projektabschluss und Objektbetreuung.
Folgende Besondere Leistungen der Projektsteuerung gem. § 205 AHO können dem Auftragnehmer übertragen werden:
BL1 Finanzierungsantrag (technische Unterlagen, Kosten, Projektdaten) für öffentliche Förderung erstellen (Mittelverwendungsnachweis gemäß kommunaler Verwaltungsvorschrift).
BL2 Schlussrechnung für Fördermittelgeber erstellen (Mittelverwendungsnachweis gemäß kommunaler Verwaltungsvorschrift).
BL3 Bauherrenbesprechungen (mit Projektbeteiligten) organisieren, führen, leiten und protokollieren.
BL4 FES-Nachweis: Sofern Mittel des Münchner Förderprogramms Energieeinsparung (FES) beantragt werden, muss ein entsprechender technischer Nachweis gegenüber dem Fördermittelgeber geführt werden. Diesen technischen Nachweis hat der AN dem AG zur Antragstellung und nach Umsetzung der Maßnahme zu übergeben.
BL5 Wartungsverträge; Analyse was zu warten ist; Sicherstellen, dass Wartungsverträge in den entsprechenden LVs berücksichtigt werden; Abstimmen und Sicherstellen der erforderlichen Beschaffenheit für die Gewährleistung; Einsteuern in den entsprechenden Vertragswerken. Hierbei ist die Handlungsanweisung des Arbeitgebers zur Ausschreibung von Wartungsleistungen und zum Abschluss von Wartungsverträgen zu beachten.
BL6 Erstellen von Vorlagen und besondere Berichterstattung in Auftraggeber- und sonstigen Gremien (z. B. Lenkungsausschuss).
BL7 Analyse und Erfassung von Projektrisiken (z. B. B-Plan, Grundstück, Baugrund, Baugenehmigung, etc.) vor Planungsbeginn und dann kontinuierlich im Rahmen des Monatsberichtes.
BL8 Verwendung von auftraggeberseitig vorgegebenen EDV-Programmen mit besonderen Anforderungen in Bezug auf die Informationsverarbeitung und Dokumentation.
BL9 Seperate Kostenverfolgung aufgeteilt auf die einzelnen Nutzungsarten. Vorallem separat ausgewiesene Kosten für die zu erstellende Straße.
Die Beauftragung der ausgeschriebenen Projektsteuerungsleistung erfolgt in 2 Stufen: Beauftragt werden zunächst die Phasen 1 und 2. Der AG behält sich vor, als Stufe II weitere Leistungen nach Phase 3 bis Phase 5 ganz oder teilweise zu beauftragen und die Beauftragung auf einzelne Abschnitte des Projektes zu beschränken.
Der Auftraggeber behält sich zudem vor, soweit notwendig, die oben genannten oder weitere Besondere Leistungen zu beauftragen. Ein Anspruch des Auftragnehmers auf die Beauftragung dieser Besonderen Leistungen und der weiteren Stufen (ganz oder teilweise) besteht nicht.
254905-2015
Anforderungen für das Bewerbungsformular sind mit dem Vermerk „VOF-Verfahren Neubau eines Wohnquartiers an der Boschetsrieder Straße am ehemaligen EON-Gelände“ an die Vergabestelle der GEWOFAG Holding GmbH, Kirchseeoner Straße 3, 81669 München (siehe I.1) Kontaktstelle) zu richten. Die Unterlagen sind in einem verschlossenen Umschlag mit dem bereitgestellten Rücksendeaufkleber einzureichen.
Der Auftraggeber behält sich vor, die Angaben der ausgewählten bzw. ausgelosten Bewerber/-innen zu überprüfen. Bei falschen Angaben bleibt ein Ausschluss vom Verfahren vorbehalten. Weitere Auswahlkriterien bestehen nicht.
Als Schlusstermin für die Einreichung der Bewerbungen gilt der Eingang bei der Vergabestelle (Adresse siehe Punkt I.1 Kontaktstelle/Termin siehe Punkt IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote bzw. Anträge auf Teilnahme).
15.09.2015 - 31.12.2018
— Erklärung für Bewerbergemeinschaften Gesamtschuldnerische Haftung (falls zutreffend);
— Wirtschaftliche Verknüpfung und Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen;
— Erklärung, dass Ausschlussgründe nach § 4 Abs. 6 VOF nicht vorliegen.
1. Erklärung zum Gesamtumsatz netto gemäß § 5 Abs. 4 c) VOF jeweils in den letzten 3 Geschäftsjahren;
2. Eigenerklärung zur Berufshaftpflichtversicherung (siehe Bewerbungsbogen);
3. Erklärung über fakultative Ausschlussgründe nach § 4 Abs. 9 a)-d) VOF.
— Angabe der Beschäftigten gemäß § 5 Abs. 5 d) VOF der letzten 3 Geschäftsjahre für das gesamte Büro des Bewerbers; Aufteilung in Berufsgruppen (Führungskräfte, Architekten/Dipl.-Ing., sonstige Mitarbeiter, Praktikanten/Auszubildende, Freie Mitarbeiter);
— Erklärung über die Erfahrung des/r Projektleiters/in in Zusammenarbeit mit öffentlichen Auftraggebern und der Einhaltung der hierfür speziellen Vorschriften und Regelwerke;
— Nutzungsart: Wohnen und/oder Wohnnutzung (> 7 500 m2 GF und/oder 75 WE);
— Grundleistungen Phase 1-5 gem. § 205 AHO, ganz oder teilweise;
— Baubeginn: ab Januar 2007.

References: § 205
 § 205
 § 4
 § 5
 § 4
 § 5
 § 205