Source: http://docplayer.it/1109028-Relazione-generale-premesse.html
Timestamp: 2017-12-15 10:54:39+00:00

Document:
RELAZIONE GENERALE PREMESSE - PDF
RELAZIONE GENERALE PREMESSE
Download "RELAZIONE GENERALE PREMESSE"
1 manutenzione straordinaria servizi igienici della Scuola Comunale primaria e secondaria di primo grado Istituto Comprensivo Statale di Maleo sede di Castelnuovo Bocca d'adda P R O G E T T O E S E C U T I V O PROGETTO DATA COMMESSA VICTOR RIBOLDI A R C H I T E T T O 10 giugno 2007 SPS003 RELAZIONE GENERALE PREMESSE Situazione attuale Descrizione dello stato attuale e del progetto La Scuola Comunale primaria e secondaria di primo grado, Istituto Comprensivo Statale di Maleo, sede di Castelnuovo Bocca d'adda, situata in piazza Garibaldi 3, è un edificio isolato nel centro storico del paese. Nell anno scolastico 2007/2008 la scuola primaria conta un numero totale di 67 alunni suddivisi nei vari cicli, la scuola secondaria di primo grado ha un numero totale di 43 alunni suddivisi nelle tre classi. L edificio, costruito alla fine degli anni Sessanta si sviluppa su tre livelli: - il piano terra è occupato dalla scuola secondaria di primo grado; - il piano primo è occupato dalla scuola primaria; - il piano seminterrato, destinato precedentemente alla cucina e al refettorio, non è attualmente utilizzato, poiché l Istituto usufruisce di un servizio di cucina esterno e il refettorio è stato collocato in un altro spazio allo stesso piano.
2 La distribuzione e la superficie degli spazi al piano terra e al piano primo sono adeguati per lo svolgimento dell attività scolastica sia della scuola elementare sia della scuola media in rispetto del D.M. 18 dicembre 1975: - la scuola elementare ha un numero di sette aule, cinque occupate dall attività didattica dei due cicli, e la rimanenti disponibili per le attività interciclo e le attività integrative parascolastiche; - la scuola media dispone anch essa di sette aule: tre occupate dall attività didattica del ciclo e quattro a disposizione per attività speciali, attività artistico musicali, integrative e parascolastiche. I servizi igienici sono collocati a ovest e a nord dell edificio nei due livelli fuori terra e, pur rispettando gli standard del D.M. 18 dicembre 1975, presentano problemi di igiene e sicurezza dovuti alla vetustà degli impianti e degli apparecchi sanitari, la mancanza di erogazione di acqua calda. Inoltre non esistono bagni per disabili. relazione generale pagina 2 di 8 scuole Castelnuovo B. A.
3 Descrizione dei lavori Il progetto prevede - al piano seminterrato la riorganizzazione e la ristrutturazione dei servizi igienici, con la creazione di un bagno per disabili, la creazione di un unico grande spazio per attività artistico-musicali al posto degli spazi destinati alla cucina e al lavaggio stoviglie, ora in disuso, usufruibile anche fuori dagli orari scolastici grazie ad un ingresso indipendente già esistente; - la sistemazione dei servizi igienici collocati a nord, al piano terreno e primo, con la sostituzione delle turche esistenti e la demolizione del gradino interno, con delle tazze, il rifacimento dei sottofondi e dei pavimenti dei W.C. e gli antibagni, sostituzione del rivestimento delle pareti dei w.c. - la ristrutturazione dei bagni collocati a ovest, al piano terra e al piano primo, con la completa ridistribuzione interna, la sostituzione degli apparecchi sanitari, il rifacimento degli impianti, dei pavimenti e dei rivestimenti, oltre ai nuovi blocchi per maschi e femmine viene creato un bagno disabili. - Per la zona ovest è prevista inoltre il rifacimento delle colonne di scarico verticali, con i condotti separati per le acque nere e chiare, e la creazione di un nuovo collegamento dello scarico alla fognatura comunale, verranno installati piccoli scaldabagni elettrici in ogni nuovo blocco servizi per supplire alla mancanza di acqua calda. Il progetto prevede inoltre la messa in sicurezza degli spazi di distribuzione verticale: - con l applicazione di paraspigoli di gomma sul parapetto in ferro verniciato delle scale che portano dal piano seminterrato al piano primo, che allo stato attuale presenta spigolosità pericolose per gli utenti della scuola; - con il fissaggio di un corrimano sulla scala che porta dal piano primo al piano sottotetto. I lavori di manutenzione straordinaria si effettueranno nel periodo estivo, dal 1 luglio al 31 agosto 2008, per non interferire con la normale attività scolastica. I lavori nel seminterrato, che non interessa l'attività scolastica, potranno protrarsi oltre il 5 settembre, ma non oltre il 31 ottobre relazione generale pagina 3 di 8 scuole Castelnuovo B. A.
4 Descrizione tecnica dell intervento Il progetto prevede che i servizi igienici, divisi per sesso, abbiano 7 vasi più un servizio per disabili al piano terra e al primo piano. In questo modo vengono rispettati gli standard richiesti di un vaso per classe (5 per le scuole elementari, 3 per le scuole medie) più alcuni vasi supplementari per servire gli spazi lontani dalle aule. La sistemazione dei bagni collocati a nord nei due piani fuori terra, non prevede la demolizione di pareti e la ridistribuzione degli spazi, ma la sostituzione degli apparecchi sanitari il rifacimento dei pavimenti. I servizi igienici collocati a ovest sui tre livelli prevedono invece una completa ridistribuzione degli spazi atta alla creazione di un bagno per disabili, ciò comporta anche la demolizione di opere murarie, oltre al rifacimento dei pavimenti, rivestimenti e degli impianti elettrico, idrico termo-sanitario. I servizi igienici di progetto avranno le seguenti caratteristiche: - i locali delle latrine e le antilatrine saranno illuminati e areati direttamente; - le latrine saranno costituite da box, le cui pareti divisorie sono alte 2,30 metri; - le porte saranno apribili verso l esterno della latrina, sollevate dal pavimento e munite di chiusura dall interno, tali però da poter essere aperte dall esterno, in caso di emergenza; - gli impianti a caduta d acqua saranno dotati di cassette per il lavaggio da 3 a 6 litri per il risparmio del consumo d acqua; - le colonne degli scarichi dei servizi igienici saranno dimensionate in base agli apparecchi utilizzati con possibilità di ispezione; - le turche saranno sostituite da vasi del tipo misto a tazza allungata dotati al piede della colonna di scarico di un pozzetto formante chiusura idraulica; - nei servizi igienici destinati ai maschi saranno collocati degli orinatoi opportunamente schermati; - i lavabi saranno ad acqua grondante e dotati di rubinetti frangigetto a basso consumo d acqua; - ogni locale latrine sarà munito, sul pavimento, di un chiusino di scarico a sifone ispezionabile e di una presa d acqua con rubinetto portagomma per facilitare le operazione di igiene e lavaggio; - i bagni per disabili saranno dotati di w.c.-bidet, di lavabi reclinabili per facilitarne l utilizzo; questi servizi saranno inoltre dotati di una doccia a pavimento; - ogni blocco bagno sarà dotato di scaldabagno elettrico per l erogazione di acqua calda; relazione generale pagina 4 di 8 scuole Castelnuovo B. A.
5 - i servizi igienici saranno piastrellati al pavimento e alle pareti nel rispetto delle norme del Regolamento di igiene. Nel piano seminterrato è prevista la demolizione delle pareti e il rifacimento dei pavimento negli spazi destinati precedentemente alla cucina, al controllo vivande e al lavaggio stoviglie, per creare un unico grande spazio che possa essere utilizzato per attività artistico-musicali, anche per la vicinanza con lo spazio occupato dall ex refettorio, uno spazio di grandi dimensioni adatto per le attività collettive della scuola. Questa nuova aula sarà dotata di un nuovo impianto di riscaldamento a ventilconvettori, allacciato all impianto esistente, con la creazione di una zona termica indipendente regolata da cronotermostato ambiente per limitare gli sprechi di energia. Il tratto di scarico dai condotti verticali posti nella muratura dei servizi igienici collocati ad ovest e l allaccio alla fognatura, verrà sostituita la tubazione esistente poiché attualmente tali scarichi funzionano con difficoltà. Nella scelta dei materiali da costruzione sono stati applicati i seguenti criteri: - evitare materiali che hanno effetti negativi per la salute; - evitare materiali tossici in fase di produzione; - evitare materiali che provocano inquinamento dell ambiente, che distruggono l ozono e che provocano effetto serra; - scegliere materiali biodegradabili, riutilizzabili, facilmente riusabili; - scegliere materiali a basso impatto ambientale in fase di estrazione, produzione, messa in opera, in dismissione e salubri per i fruitori; - scegliere materiali e colori che stimolino l attività ludica e intellettuale degli alunni. relazione generale pagina 5 di 8 scuole Castelnuovo B. A.
6 Accessibilità dell edificio Ogni piano ha i pavimenti complanari, a parte i gradini nei w.c. con le turche presenti negli attuali servizi igienici che verranno eliminati. Tutte le porte esistenti hanno una larghezza sufficiente, con Il piano seminterrato è accessibile da due porte con un piccolo dislivello rispetto agli spazi esterni; il piano terreno ha due ingressi ad un lieve dislivello dagli spazi esterni, il piano primo sarà accessibile tramite l installazione di una piattaforma servoscala o un ascensore. Tutti i nuovi bagni nella zona ovest a tutti i piani saranno accessibili e avranno un servizio con tutti i sanitari predisposti per l utilizzo da una persona con impedita capacità motoria: verrà installato un vaso bidet con catino allungato con apertura anteriore per introduzione doccetta, batteria di scarico a comando agevolato, con pulsante sulla cassetta e a distanza, sedile rimovibile in ABS antiscivolo, completo di doccia a cornetta con leva di funzionamento sull'impugnatura e regolatore automatico di portata; Lavabi per disabili fissi con poggiagomiti e paraspruzzi con rubinetto miscelatore monocomando a leva lunga, doccia a pavimento con doccino a telefono. relazione generale pagina 6 di 8 scuole Castelnuovo B. A.
7 QUADRO ECONOMICO totale IMPRENDITORE EDILE ,66 totale ASSISTENZE MURARIE ED IMPIANTI 8.527,59 totale PIASTRELLISTA ,98 totale FALEGNAME 8.351,34 totale FABBRO 263,00 totale VERNICIATORE 4.684,44 totale RISCALDAMENTO E IDROSANITARIO ,68 totale ELEMENTI SPECIALI DI COMPLETAMENTO ED ARREDO 813,51 totale FORNITURE ED IMPIANTI ELETTRICI 4.774,80 TOTALE LAVORI ,00 relazione generale pagina 7 di 8 scuole Castelnuovo B. A.
8 ELENCO ELABORATI Documentazione generale A - Relazione generale B - Capitolato speciale d appalto Progetto architettonico C Computo metrico estimativo D Elenco prezzi unitari Tav. 01 PIANO SEMINTERRATO stato attuale scala 1:100, confronto scala 1:100, progetto (architettonico) scala 1:50: piante e sezioni bagni ala ovest e nord Tav. 02 PIANO TERRENO stato attuale scala 1:100, confronto scala 1:100, progetto (architettonico) scala 1:50: piante e sezioni bagni ala ovest e nord Tav. 03 PIANO PRIMO stato attuale scala 1:100, confronto scala 1:100, progetto (architettonico) scala 1:50: piante e sezioni bagni ala ovest e nord Tav. 04 INDICAZIONI PER IMPIANTI IDRAULICO ED ELETTRICO, scala 1:50: impianto idraulico: piante bagni e aula generica a PS e piante tipo ala ovest e nord Impianto elettrico: piante bagni e aula generica a ps e pianta tipo ala ovest il progettista (arch. Victor Riboldi) relazione generale pagina 8 di 8 scuole Castelnuovo B. A.
9 manutenzione straordinaria servizi igienici della Scuola Comunale primaria e secondaria di primo grado Istituto Comprensivo Statale di Maleo sede di Castelnuovo Bocca d'adda P R O G E T T O E S E C U T I V O PROGETTO DATA COMMESSA VICTOR RIBOLDI A R C H I T E T T O 10 giugno 2007 SPS003 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
10 Indice Indice...2 ABBREVIAZIONI...2 CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL APPALTO...3 CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE...6 CAPO 3 - TERMINI PER L ESECUZIONE...8 CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA...11 CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI...13 CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE...15 CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L ESECUZIONE...17 CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA...18 CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO...20 CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO...22 CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L ULTIMAZIONE...25 CAPO 12 - NORME FINALI...27 ALLEGATI...30 ABBREVIAZIONI - Legge n del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248) - Legge n. 55 del 1990 (legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni) - Decreto n. 163 del 2006 (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni) - Decreto n. 494 del 1996 (decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, come modificato dal decreto legislativo 19 novembre 1999, n Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili) - Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici) - D.P.R. n. 34 del 2000 (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici) - Capitolato generale d appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145) Capitolato Speciale d appalto pagina 2 di 36 scuole Castelnuovo B. A.
11 CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL APPALTO Art. 1 - Oggetto dell appalto 1. L oggetto dell appalto consiste nell esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione di dei lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienici dei piani seminterrato, terreno e primo, con esecuzione delle opere accessorie, presso la scuola primaria e secondaria di primo grado del Comune di Castelnuovo Bocca d Adda. 2. Sono compresi nell appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, chiavi in mano, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, nonché degli impianti tecnologici e relativi calcoli, dei rispettivi capitolati prestazionali, della relazione geotecnica, dei quali l appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 3. Si intendono, pertanto, comprese tutte le opere e forniture necessarie e indispensabili, nessuna esclusa, anche se non menzionate o rappresentate, affinché l opera/intervento sia ultimato, in tutte le sue parti, funzionante-agibileutilizzabile secondo la buona esecuzione a regola d arte e rispondente alle norme e leggi vigenti all atto dell assegnazione dell appalto. Sono, altresì, da intendersi incluse tutte le opere accessorie-provvisionali di energia e oneri necessarie per la realizzazione e fornitura dei lavori e dei materiali oggetto dell appalto a corpo. 4. L esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell arte e l appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell adempimento dei propri obblighi. Art. 2 - Ammontare dell appalto 1. L importo dell appalto posto a base dell affidamento è definito come segue: Importi in euro Num. A corpo a) Importo esecuzione lavori ,00 b) Oneri per l attuazione dei piani di sicurezza 753,69 a) + b) IMPORTO TOTALE ,69 2. L importo contrattuale corrisponde all importo dei lavori di cui al comma 1, lettera a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1, lettera b), e non soggetti al ribasso d asta ai sensi del combinato disposto dell'articolo 131, comma 3, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e dell'articolo 12, commi 1 e 5, primo periodo, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n Tale importo forfettario, si intende fisso ed invariabile per tutta la durata dei lavori e l Appaltatore dichiara, qui, di accettarlo come equo e remunerativo, essendo espressamente esclusa l applicabilità dell art C.C. Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto 1. Il contratto è stipulato a corpo ai sensi dell articolo 326, secondo comma, della legge n del 1865, e degli articoli 45, comma 6, e 90, comma 5, del regolamento generale. 2. L importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta come base. Tutte le quantità elencate nell analisi metrica estimativa non hanno nessun valore di riferimento per le singole voci o fasi, poiché tutto quanto necessario e indispensabile all ultimazione delle stesse, anche se non menzionate o rappresentato graficamente negli elaborati od omesso nella descrizione dei lavori, si intendono incluse. L analisi metrica è quindi da leggere nella globalità per l opera ultimata e finita, funzionante in ogni sua parte a regola d arte. Inoltre, i prezzi riportati scaturiscono dalla buona capacità imprenditoriale di approvvigionarsi, nonché dall organizzare e programmare gli acquisti differenziando la fornitura dalla quietanza della stessa. L Impresa nell analizzare i valori, non solo unitari ma anche quelli d insieme del preventivo di spesa a corpo riconosce di averli attentamente verificati, tutti singolarmente e di averli ritenuti congrui e remunerativi, di essere nella condizione e capacità di produrre l opera così come appaltata senza invocare l applicazione dell art. 47 punto Il ribasso percentuale offerto dall aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica anche ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell appalto e della determinazione dell importo complessivo dei lavori, sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e Capitolato Speciale d appalto pagina 3 di 36 scuole Castelnuovo B. A.
12 contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d opera, qualora ammissibili ai sensi dell articolo 132 del D.Lgs. n. 163/2006, e che siano estranee ai lavori già previsti. 5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituisce vincolo negoziale l'importo degli stessi indicato a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella descrizione relativa agli oneri per l attuazione dei piani di sicurezza. Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 1. I lavori dell appalto sono classificabili nelle seguenti categorie individuate ai sensi dell allegato A del D.P.R n. 34: Categoria Importo lavori Percentuale OG ,69 30,26% OS ,74 19,95% 0S ,83 21,89% OS ,94 14,66% OS ,00 7,87% OS ,80 5,36% ,00 100,00% 2. Ai sensi dell articolo 3 del regolamento approvato con d.p.r. n. 34 del 2000 e in conformità all allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali (OG 1): Edifici civili e industriali. 3. Ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nell elenco di cui al precedente comma 1. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni di cui ai commi successivi. 4. Le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui all articolo 72, comma 4, del regolamento generale, di importo non superiore al 15% dell importo a base di gara, ma di importo superiore al 10% dell importo totale dei lavori ovvero a euro , indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un impresa mandante qualora l appaltatore sia un associazione temporanea di tipo verticale. Qualora l appaltatore, direttamente o tramite un impresa mandante qualora egli sia un associazione temporanea di tipo verticale, non possieda i requisiti per una delle predette lavorazioni, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili. In ogni caso l esecutore (sia esso l appaltatore singolo, che l impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. I lavori di cui al presente comma, con i relativi importi, sono individuati nell elenco di cui al precedente comma 1, e riguardano precisamente le categorie OS 28 e OS Fatto salvo quanto previsto al comma 7, i lavori appartenenti a categorie specializzate (serie «OS») dell allegato «A» al d.p.r. n. 34 del 2000, diverse da quella prevalente, che non costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all articolo 72, comma 4, del regolamento generale, indicati nel bando di gara, se di importo superiore al 10% dell importo totale dei lavori ovvero a euro , possono essere realizzati dall appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un impresa mandante ovvero realizzati da un impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati nell elenco di cui al precedente comma 1, e riguardano precisamente le categorie OS 6 e OS Fatto salvo quanto specificato al comma 7, i lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell importo totale dei lavori e inferiore a euro , possono essere realizzati dall appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere realizzati per intero da un impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; l impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui all articolo 28 del d.p.r. n. 34 del I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati nell elenco di cui al precedente comma 1, e riguardano precisamente le categorie OS 18 e OS I lavori per i quali vige l obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui alla legge n. 46 del 1990 e al relativo regolamento di attuazione approvato con d.p.r. n. 447 del 1991, con i relativi importi, sono individuati nell elenco di cui al precedente comma 1, e riguardano precisamente le categorie OS 3, OS 4, OS 28 e OS 30. Capitolato Speciale d appalto pagina 4 di 36 scuole Castelnuovo B. A.
13 Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all articolo 45, commi 6, 7 e 8 del d.p.r. n. 554/1999, e di cui all articolo 159 del regolamento generale, all articolo 10, comma 6, del capitolato generale d appalto e all articolo 35 del presente capitolato speciale, sono indicati nella tabella «1», allegata a quest ultimo quale parte integrante e sostanziale. Capitolato Speciale d appalto pagina 5 di 36 scuole Castelnuovo B. A.
14 CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto 1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d appalto, ancorché non materialmente allegati: a) il capitolato generale d appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145; b) il presente capitolato speciale d appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo; c) tutti gli elaborati grafici e descrittivi del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la relazione geotecnica, fatti salvo i limiti e le esclusioni riportate al successivo comma 3; d) l elenco dei prezzi unitari, relativi alle opere civili, agli impianti meccanici ed agli impianti elettrici; e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 12, del decreto legislativo n. 494 del 1996 e le proposte integrative al predetto piano; f) il piano operativo di sicurezza; g) il cronoprogramma di cui all articolo 42 del regolamento generale. 2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile; b) il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni; c) l articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni; d) il regolamento generale approvato con d.p.r. 21 dicembre 1999, n Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: a) il computo metrico estimativo; b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori; c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato. L analisi metrica delle singole voci è da leggersi nella globalità dell opera finita e funzionante in ogni sua parte a regola d arte. Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l appalto 1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 2. Ai sensi dell articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l immediata esecuzione dei lavori. 3. L Appaltatore presa visione dei luoghi del progetto e di tutta la documentazione progettuale, grafica e descrittiva, con la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, tacitamente dichiara di ritenere tutta la documentazione sufficiente, esauriente e completa, per la realizzazione totale dell appalto a corpo riconoscendo gli intendimenti di cui l art L esecuzione dei lavori comprende tutte le opere ed oneri accessori relativi alla completa realizzazione dei lavori in oggetto, ultimata in ogni sua parte, incluse tutte le assistenze e opere senza nessuna esclusione, per quanto risulta dai disegni di progetto e dalla descrizione tecnica dei lavori, i quali si integrano e completano a vicenda tanto che ogni Capitolato Speciale d appalto pagina 6 di 36 scuole Castelnuovo B. A.
15 elemento previsto anche in un solo dei documenti stessi, si intende totalmente ed integralmente accettato, incluse quelle complementari e indispensabili per la realizzazione, ultimazione e suo funzionamento anche se non espressamente indicato o rappresentato; in particolare, sono comprese le opere accessorie non indicate e descritte, ma indispensabili per la realizzazione del manufatto nel suo complesso, tale da essere agibile, essendo la fornitura a corpo relativamente all opera appaltata. 5. In caso di difficili o contraddittorie interpretazioni tra la documentazione descrittiva e il progetto grafico è riconosciuta, sin da ora insindacabilmente, la scelta e/o interpretazione sentenziata dal Responsabile del Procedimento. Art. 9 - Fallimento dell appaltatore 1. In caso di fallimento dell appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 340 e 341 della legge n del Qualora l esecutore sia un associazione temporanea, in caso di fallimento dell impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 1 e 2 dell articolo 94 del regolamento generale. Art Rappresentante dell appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all articolo 2 del capitolato generale d appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all articolo 3 del capitolato generale d appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Qualora l appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all articolo 4 del capitolato generale d appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato. Art Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 2. Per quanto riguarda l accettazione, la qualità e l impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l eventuale sostituzione di quest ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d appalto. Art. 12 Convenzioni europee in materia di valuta e termini 1. Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro. 2. Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa. 3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n Capitolato Speciale d appalto pagina 7 di 36 scuole Castelnuovo B. A.
16 CAPO 3 - TERMINI PER L ESECUZIONE Art Consegna e inizio dei lavori 1. L esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 15 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell esecutore. 2. E facoltà della Stazione appaltante procedere in via d urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n del 1865, dell articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento generale; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 3. Se nel giorno fissato e comunicato l appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l affidamento del completamento dei lavori, l aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici. Art Termini per l'ultimazione dei lavori 1. Il termine utile per ultimare i lavori nei bagni al piano terreno, primo e le opere di ripristino della fognatura è fissato al 30 agosto 2008, mentre tutti i lavori interni al piano seminterrato devono essere ultimati entro il 30 ottobre Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali. 3. L appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l approntamento delle opere necessarie all inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere. Art Sospensioni e proroghe 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d arte, la direzione dei lavori d ufficio o su segnalazione dell appaltatore, avuta l autorizzazione dal Responsabile di Procedimento, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d opera nei casi previsti dall articolo 25, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c), della legge. 2. Si applicano l articolo 133 del regolamento generale e gli articoli 24, 25 e 26 del capitolato generale d appalto. 3. L appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore Lavori, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. 4. A giustificazione del ritardo nell ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. 5. I verbali per la concessione di sospensioni o riprese, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall appaltatore e recanti l indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante. 6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento. 7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del Capitolato Speciale d appalto pagina 8 di 36 scuole Castelnuovo B. A.
17 procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. Art Penali in caso di ritardo 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille (euro zero e centesimi cinquanta ogni mille) dell ammontare netto contrattuale, ai sensi dell art. 117 del D.P.R. n. 554/ La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all articolo 13, comma 3; b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l appaltatore, in seguito all andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all articolo La penale di cui al comma 2, lettera b), è applicata all importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 6. L importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l articolo 19, in materia di risoluzione del contratto. 7. L applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. Art. 17 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 1. Entro trenta giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. 3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Art. 18 Inderogabilità dei termini di esecuzione Capitolato Speciale d appalto pagina 9 di 36 scuole Castelnuovo B. A.
18 1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b) l adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d appalto; f) le eventuali controversie tra l appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l appaltatore e il proprio personale dipendente. Art Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 1. L eventuale ritardo dell appaltatore rispetto ai termini per l ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell articolo 340 della legge n del 1865, e dall articolo 119 del regolamento generale. 2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. 3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all articolo 16, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma Sono dovuti dall appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto. Capitolato Speciale d appalto pagina 10 di 36 scuole Castelnuovo B. A.
19 CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA Art Anticipazione 1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione. Art Pagamenti in acconto, ritenute e garanzie 1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo quanto stabilito agli articoli 33 e 34, raggiungano un importo non inferiore al 20% dell importo contrattuale, al netto della ritenuta di cui al comma A garanzia dell osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3. Entro i 45 giorni successivi all avvenuto raggiungimento dell importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, a norma dell art. 168 del D.P.R. n. 554/1999, è redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura : «lavori a tutto il» con l indicazione della data. 4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell apposito mandato e l erogazione a favore dell appaltatore ai sensi dell articolo 29 del Capitolato Generale. 5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo a 90 (novanta) giorni - art. 114 del regolamento -, per cause non dipendenti dall appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall importo minimo di cui al comma 1. Art Pagamenti a saldo 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di dieci giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all articolo 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio. 4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell opera, ai sensi dell articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. 6. Salvo quanto disposto dall articolo 1669 del codice civile, l appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. Art. 23 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l emissione del certificato di pagamento ai sensi dell articolo 20 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all appaltatore gli interessi di mora. 2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia Capitolato Speciale d appalto pagina 11 di 36 scuole Castelnuovo B. A.
20 provveduto al pagamento, sono dovuti all appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all appaltatore gli interessi di mora. 3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 4. E facoltà dell appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora. Art. 24 Ritardi nel pagamento della rata di saldo 1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. 2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora. Art Revisione prezzi 1. Ai sensi dell articolo 133, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Qualora, per cause non imputabili all appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell anno precedente sia superiore al 2 per cento, all importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l ultimazione dei lavori stessi. Art Cessione del contratto e cessione dei crediti 1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell articolo 117, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell apposito Albo presso la Banca d Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento. Capitolato Speciale d appalto pagina 12 di 36 scuole Castelnuovo B. A.
DI RISTRUTTURAZIONE DEL 1 PIANO DELLA SEDE INPS DI T R I E S T E - Via S. Anastasio n. 5;
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE Direzione Regionale Area Tecnico Edilizia 34125 TRIESTE via Battisti,10/D telefono 040/3782.505/528 telefax 040/3782.591 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL 1 PIANO
COMUNE DI LARI Provincia di Pisa Servizio Tecnico INTERVENTI DI ASFALTATURA SU VIABILITA COMUNALI ANNO 2008 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIABILITA E SPAZI PUBBLICI CON REALIZZAZIONE DI SOVRASTRUTTURE
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI PUBBLICI. L anno 2010, il giorno.del mese di.presso..sita
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI PUBBLICI L anno 2010, il giorno.del mese di.presso..sita in via.. TRA La SOGESID S.p.A. con sede in Roma, via Calabria 35, C.A.P. 00187, Codice Fiscale e Partita
COMUNE DI CANELLI (Provincia di ASTI) LAVORI DI
COMUNE DI CANELLI (Provincia di ASTI) Cap 14053 - Canelli Via Roma,37. telefono 0141 820228 telefax 0141 820228 e-mail llpp@comune.canelli.at.it LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA CAPITOLATO
Comune di Monte Porzio Catone. Provincia di Roma
CONSULENZA PROFESSIONALE TECNICO EDILIZIA istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell amministrazione pubblica Comune di Monte Porzio Catone Provincia di Roma CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO articolo
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO per contratti da stipularsi a misura offerta di ribasso percentuale sull elenco prezzi unitari.
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO per contratti da stipularsi a misura offerta di ribasso percentuale sull elenco prezzi unitari articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto del Codice dei contratti (articolo
PARTE PRIMA DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL APPALTO. Oggetto dell appalto
PARTE PRIMA DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL APPALTO Art. 1. Oggetto dell appalto Oggetto dell appalto è la realizzazione di un fabbricato di E.R.P. sovvenzionata,
documento Pe -07 maggio 2011 rev. 1.0 ISTITUTO PER L INDUSTRIA E L ARTIGIANATO G. MARCONI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FUNZIONALI AL TRASLOCO DELL IST. G. MARCONI IN ALCUNI LOCALI DEL C.F.P.
AREA PATRIMONIO E SERVIZI INTERNI SERVIZIO LOGISTICA SEDE DI C.SO INGHILTERRA N. 7 TORINO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ACCESSI DI VIA AVIGLIANA E DI VIA CAVALLI PROGETTO DEFINITIVO -
INDICE CAPO I - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO, DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE...3
INDICE CAPO I - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO, DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE...3 Art 1 - Oggetto dell'appalto...3 Art 2 - Ammontare dell'appalto...3 Art 3 - Modalità di stipulazione
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI TUBAZIONI IN CEMENTO- AMIANTO IN GIACENZA PRESSO C.DA CONTURA IN COMUNE DI BRONTE (CT) SERBATOIO P1. Pag. 1 Art. 1 DEFINIZIONI Nel testo del presente
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER IL SERVIZIO DELLE RETI FOGNARIE BIANCHE E NERE DEI PRESIDI DELL ASLTO1
ALLEGATO 1 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER IL SERVIZIO DELLE RETI FOGNARIE BIANCHE E NERE DEI PRESIDI DELL ASLTO1 2009/2011 GIUGNO 2009 PREDISPOSIZIONE AMMINISTRATIVA SIG. DONATO TOSCANO IL DIRETTORE
Art. 1 - Art. 2 - OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI. Art. 3 - QUANTITÀ. Art. 4 - TERMINI E LUOGO DI CONSEGNA. Art. 5 - LE DISTINTE DI SPEDIZIONE
Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO L appalto di cui al presente capitolato riguarda un contratto misto come definito all art. 14 del D.L.vo 163/2009 ed ha per oggetto la realizzazione di lavori edili, impiantistici
PROVINCIA REGIONALE AGRIGENTO UFFICIO TECNICO Settore Manutenzione Immobili Provinciali CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO DELLA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE A SERVIZIO DEGLI
PROGETTO ESECUTIVO 9. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
SETTORE GESTIONE URBANA E TERRITORIALE LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT (adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ai fini dell'omologazione della struttura per la
PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
COMUNE DI CANEVA Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Domenico Dal Mas PROGETTO ESECUTIVO PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SARONE CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO (articolo
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL AQUILA Settore Programmazione, Progettazione OO.PP e Attività per la ricostruzione, Appalti e gare
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL AQUILA Settore Programmazione, Progettazione OO.PP e Attività per la ricostruzione, Appalti e gare MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE DI COMPETENZA DELL AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
COMUNE DI PANTELLERIA PROVINCIA DI TRAPANI OPERE DI ARREDAMENTO E DI ALLESTIMENTO DEL PERCORSO MUSEALE E SISTEMAZIONE ESTERNA DEL CASTELLO DI PANTELLERIA CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO Pantelleria, 11
PROGETTO DEFINITVO C.U.P. E87F12000010008 C.I.G. 41761793EE OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE INTEGRAZIONE ED ESPANSIONE DEL SISTEMA
CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA ( Provincia di Napoli ) SETTORE LAVORI PUBBLICI
CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA ( Provincia di Napoli ) SETTORE LAVORI PUBBLICI PROGETTO DEFINITIVO MANUTENZIONE RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA POSTIGLIONE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO Responsabile
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO DIVISIONE EDILIZIA E GRANDI INFRASTRUTTURE Servizio Interventi Edilizi Settore Impianti Elettrici e Speciali MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA O IN USO DELL UNIVERSITA
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO da 17,95 kwp da installare nella copertura del Liceo Scientifico di Jerzu PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO Documento: CAP_SPEC_APP Pag. 1 Sommario: 1 Oggetto dell'appalto 2 Corrispettivo
LAVORI DI. SCHEMA DI CONTRATTO D APPALTO (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 )
Comune di Stazzano Provincia di Alessandria LAVORI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PROGRAMMA CASA: 10.000 ALLOGGI ENTRO IL 2012 I BIENNIO PROGETTO DI RECUPERO EDILIZIO IN VIA UMBERTO I SCHEMA DI CONTRATTO
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA Coordinamento Attività Tecnico Edilizia via M. Gonzaga 6 Milano tel. 02 88931 fax 02 8893344 CAPITOLATO SPECIALE per contratti
SCHEMA DI CONTRATTO D APPALTO Manutenzione straordinaria del fabbricato residenziale del Condominio Residence Prato Verde I, via delle Pinete snc Pescasseroli (AQ). a) Lavori b) Oneri per l attuazione
PROGETTO DEFINITIVO STRALCIO FUNZIONALE
Regione PUGLIA Autorità Portuale di Taranto Convenzione Sogesid S.p.A. - Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Progettazione degli interventi di messa, funzionale alla realizzazione
A.I.erre engineering S.r.l. - società di ingegneria AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2000 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO Str. Cavagnari, 10-43100 PARMA - Italy - Tel. +39/521/986773
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO (decreto legislativo n. 163 del 2006 e d.p.r. 05 ottobre 2010, n. 207)
Comuni di Chiampo (capofila), Altissimo, Brogliano, Castelgomberto, Cornedo Vicentino, Crespadoro, Gambugliano, San Pietro Mussolino, Trissino (Provincia di VICENZA) Appalto di esecuzione di lavori sulla
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA Coordinamento Attività Tecnico Edilizia via M. Gonzaga 6 Milano tel. 02 88931 fax 02 8893344 SCHEMA DI CONTRATTO e CAPITOLATO SPECIALE
RESIDENZA MOLINO - DRO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE PER ANZIANI DA 60 POSTI LETTO NEL COMUNE DI DRO Capitolato Speciale d Appalto INDICE 1. CAPITOLO PRIMO PARTE

References: Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 articolo 326
 art. 47
 articolo 132
 Art. 4
 articolo 3
 articolo 72
 articolo 72
 articolo 28
 Art. 5
 articolo 45
 articolo 159
 articolo 10
 articolo 35
 Art. 6
 Art. 7
 articolo 12
 articolo 42
 articolo 18
 Art. 8
 articolo 71
 Art. 9
 articolo 94
 articolo 2
 articolo 3
 articolo 4
 Art. 12
 articolo 129
 articolo 25
 articolo 133
 art. 117
 articolo 13
 articolo 19
 Art. 17
 Art. 18
 articolo 340
 articolo 119
 articolo 16
 art. 168
 articolo 29
 art. 114
 articolo 21
 articolo 1666
 articolo 1669
 Art. 23
 articolo 20
 Art. 24
 articolo 133
 articolo 1664
 articolo 117
 articolo 53
 Art. 1
 Art. 1

Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5

Art. 1
 art. 14