Source: http://docplayer.es/6077834-Ingenieria-del-software-i.html
Timestamp: 2019-01-24 09:58:47+00:00

Document:
Beatriz Venegas Guzmán
1 INGENIERÍA DEL SOFTWARE I Práctica 5, parte 1 Introducción a la Gestión de Proyectos con Project 2003 Planificación de proyectos con Microsoft Project Contenidos 1. Repasar los conceptos básicos de gestión de proyectos. a. Partes de un proyecto: i. Tareas. ii. Hitos. iii. Recursos. b. Herramientas diagramáticas: a. Diagramas de Gantt. b. Diagramas PERT. P5-1.2
2 Contenidos 2. Presentar las características de MS Project a. Ejecutar la presentación de MS Project b. Manejo de archivos de proyectos. c. Manejo de vistas de proyectos. d. Manejo de informes de proyectos. 3. Definición de las tareas de un proyecto. a. Incorporar tareas y sus duraciones previstas. b. Definición de hitos. c. Edición de la lista de tareas. d. Tareas repetitivas. P5-1.3 Qué es un Proyecto? Antes del comienzo de un proyecto: Objetivo Tareas Quién se encarga?, Cuándo comienzan?, Cuánto tardan? Proyecto Secuencia bien definida de eventos con un principio y un final identificados, que se centra en alcanzar un objetivo claro P5-1.4
3 Qué es un Proyecto? Suministros Equipos Infraestructura Directiva Director del Proyecto Consultores Miembros P5-1.5 La Administración de Proyectos La Administración de Proyectos es el proceso de planificar, organizar y administrar tareas y recursos para alcanzar un objetivo concreto, generalmente con delimitaciones de tiempo, recursos o costo. Plan de Proyecto: Sencillo: una lista de tareas y sus fechas de comienzo y fin escritas en un bloc de notas. Complejo, por ejemplo, miles de tareas y recursos, y un presupuesto del proyecto de millones de euros P5-1.6
4 La Administración de Proyectos Elementos de un Proyecto: Tarea: también llamadas pasos, se requieren para completar un proyecto y definen el ámbito del objetivo del mismo Hito: representa un evento o condición que marca la finalización de un grupo de tareas relacionadas o la finalización de una fase del proyecto Recurso: lo constituye cualquier espacio o elemento necesario para realizar una tarea P5-1.7 La Administración de Proyectos Crear un Plan Inicial Realista del Proyecto Gestionar el Plan Seguimiento del Progreso Ajustar el Plan Comunicar el Progreso Comunicar los Cambios en la Programación P5-1.8
5 Microsoft Project 2003 Software para la gestión de proyectos: Organizar la información acerca de: la asignación de tiempos a las tareas, los costos asociados y los recursos, tanto de trabajo como materiales, del proyecto Para que se puedan respetar los plazos sin exceder el presupuesto y conseguir así los objetivos planteados P5-1.9 Microsoft Project 2003 Triángulo del Proyecto: P5-1.10
6 Microsoft Project 2003 Modo de Programación: Programa el comienzo y el fin de una tarea teniendo en cuenta: las dependencias entre tareas, las delimitaciones y las interrupciones, como días festivos y vacaciones Fórmula duración = trabajo / esfuerzo de recurso, donde: Duración es la cantidad de tiempo que transcurre antes de que la tarea esté realizada. Trabajo es el esfuerzo necesario durante un período de tiempo para realizar una tarea. Esfuerzo de recurso es la cantidad de esfuerzo de los recursos asignados a la tarea y su asignación. P Microsoft Project 2003 Modo de Programación: Ejemplo: Si tres mecánicos trabajan dos días en una tarea, con un esfuerzo de 8 horas diarias, el trabajo de cada recurso es 16 horas (2 días * 8 horas). El esfuerzo total de los recursos es 24 horas al día (3 mecánicos * 8 horas). El trabajo total en la tarea es 48 horas (2 días * 8 horas * 3 mecánicos) La duración es 2 días: 48 horas / (3 mecánicos * 8 horas). P5-1.12
7 Prácticas ISII Comenzando a Trabajar con Project 2003 P Entorno de Trabajo Escala Temporal Barra de Vistas Área del Gráfico de Gantt Tabla de Tareas P5-1.14
8 Creación de un Nuevo Proyecto -Archivo -Nuevo P Estadísticas del Proyecto P5-1.16
9 La Barra de Vistas P La Escala Temporal Escala Principal Escala Secundaria P5-1.18
10 Gestión de Tareas Introducir y Organizar una Lista de Tareas Las Listas de Tareas especifican los detalles sobre una tarea, como: el nombre de la tarea la duración las fechas de comienzo y finalización las predecesoras y los nombres de los recursos. P Gestión de Tareas Introducir y Organizar una Lista de Tareas Se especifican las tareas en el orden en que tienen lugar Se realiza una estimación del tiempo que llevará realizar cada tarea Duración Microsoft Project utiliza las duraciones para calcular la cantidad de trabajo que ha de realizarse en la tarea. Nota: No se debe especificar las fechas en los campos Comienzo y Fin de cada tarea. Microsoft Project calcula las fechas de comienzo y fin basándose en la relación existente entre las tareas. P5-1.20
11 Gestión de Tareas Introducir y Organizar una Lista de Tareas Clases de Tareas en Project: Tareas Normales (1 vez) Tareas Repetitivas (Ejemplo: Reuniones Semanales) Especificar una Tarea Normal: 1. En el menú Ver, click en Diagrama de Gantt. 2. En el campo Nombre de Tarea, escribir el nombre de una tarea y, a continuación, presionar la tecla TAB 3. Microsoft Project introduce una duración estimada de un día para la tarea, seguida de un signo de interrogación 4. En el campo Duración, escribir la cantidad de tiempo que llevará cada tarea en meses, semanas, días, horas o minutos, sin contar los períodos no laborables. Se pueden usar abreviaturas (meses = ms, semanas = s, días = d, horas = h, minutos = m). 5. Presionar la tecla ENTRAR P Gestión de Tareas Introducir y Organizar una Lista de Tareas Información de Tarea Normal: P5-1.22
12 Gestión de Tareas Especificar una Duración Es un período total de trabajo activo necesario para completar una tarea. La duración transcurrida es el período de tiempo necesario para completar una tarea Se toma como base un día de 24 horas y una semana de 7 días, incluyendo los días festivos o feriados y otros días no laborables Los valores de duración van seguidos de una abreviatura de unidad de tiempo: m ó min = minuto h ó hora= hora d ó día = día s ó sem= semana mes ó ms = mes P Gestión de Tareas Especificar una Duración Cuando se introduce una tarea, Microsoft Project le asigna automáticamente una duración estimada de un día; un signo de interrogación después de la duración indica que es estimada. Una duración estimada es una duración para la cual la información de que dispone sólo permite determinar un valor provisional no definitivo. Se representa con un signo de interrogación (?) colocado inmediatamente a continuación de la unidad de duración P5-1.24
13 Gestión de Tareas Introducir y Organizar una Lista de Tareas Crear un Hito: Un hito es una tarea sin duración (cero días) que se utiliza para identificar sucesos significativos en la programación, como la finalización de una fase importante. Una Fase es un grupo de tareas relacionadas que completa una etapa importante de un proyecto. Para crear un hito: En el campo Duración, haga clic en la duración de la tarea que desee convertir en un hito y escribir 0d. Los Hitos son puntos de referencia y se utilizan para controlar el progreso del proyecto. P Gestión de Tareas Realizar tareas 1 y 2 del Tutorial Introducir y Organizar una Lista de Tareas Crear un Hito: Las tareas con duración cero se muestran automáticamente como hitos pero se puede marcar como hito cualquier otra tarea con cualquier duración. P5-1.26
14 Gestión de Tareas Esquematizar Tareas: El uso de esquemas ayuda a organizar las tareas en bloques más manejables. Se pueden aplicar sangrías a las tareas relacionadas para situarlas bajo una tarea más general, creando una jerarquía. Las tareas generales se denominan tareas de resumen o fases; las tareas con sangría que aparecen debajo de la tarea de resumen son subtareas. Las fechas de comienzo y fin de una tarea de resumen se determinan en función de las fechas de comienzo y fin de su primera y última subtarea. P Gestión de Tareas Realizar tarea 3 del Tutorial Esquematizar Tareas: P5-1.28
15 Gestión de Tareas Introducir y Organizar una Lista de Tareas Especificar una Tarea Repetitiva: 1. En el campo Nombre de Tarea, seleccionar la fila debajo de la cual deseamos que aparezca la tarea repetitiva. 2. En el menú insertar, click sobre tarea repetitiva: Introducir: Nombre de Tarea Duración (de 1 realización) Parámetros de Repetición P Gestión de Tareas Realizar tarea 4 del Tutorial Introducir y Organizar una Lista de Tareas Especificar una Tarea Repetitiva Parámetros de repetición: Patrón de repetición - Diariamente, Semanalmante, Mensualmente, Anualmente Frecuencia de la tarea e Intervalo de repetición Fecha de comienzo en el cuadro Comienzo y, a continuación, seleccionar - Terminar después de, y el número de ocurrencias de la tarea. - O Terminar el, y la fecha en la que desea que termine la tarea. P5-1.30
16 INGENIERÍA DEL SOFTWARE I Práctica 5, parte 2 Definición de Tareas y sus Dependencias Planificación de proyectos con Microsoft Project Contenido 1. Estructura de descomposición de trabajos (WBS). 2. Tipos de dependencias entre tareas. 3. Dependencias entre tareas. 4. Vinculación de tareas. 5. Tiempos de posposición y de adelanto. 6. Camino crítico y tareas críticas. 7. Visualización en el diagrama de Gantt. 8. Formulario de propiedades de tareas. P5-1.2
17 Estructura de Descomposición de Trabajos Las tareas definen el ámbito del proyecto Al identificar las tareas se deben organizar en una jerarquía denominada Estructura de Descomposición de Trabajo (WBS): Lista las tareas a realizar en una secuencia determinada relacionada con la naturaleza del proyecto Secuencial: Preparar cimientos antes de subir paredes En paralelo: Electricidad y Fontanería de un edificio Habrá tareas con dependencias temporales P5-1.3 Dependencias entre Tareas Las tareas se vinculan definiendo una dependencia entre sus fechas de comienzo y de fin. Cuatro tipos de dependencias entre tareas: P5-1.4
18 Vinculación de Tareas Establecer Dependencias entre Tareas: Seleccionar Vista Diagrama de Gantt. En el campo Nombre de tarea, seleccionar dos o más tareas que desee vincular. Para tareas no adyacentes Ctrl+ Click Para tareas adyacentes MAYÚS+Click Click en Vincular tareas (por defecto FC) Doble Click P5-1.5 Gestión de Tareas Realizar tareas 1 y 2 del Tutorial Vinculación de Tareas (Otra forma): P5-1.6
19 Tiempos de Posposición y Adelanto Tiempo de Adelanto, especifica superposición entre tareas que tienen una dependencia. Se indica con un valor negativo en campo Pos (Información Tarea-Predecesoras). Tiempo de Posposición, retraso entre tareas que tienen una dependencia. Se indica con un valor positivo en campo Pos (Información Tarea-Predecesoras). P5-1.7 Realizar tarea 3 del Tutorial Tiempos de Posposición y Adelanto Gestión de Dependencias: Tiempos Adelanto y Posposición: -Adel +Posp P5-1.8
20 Camino Crítico (ruta crítica) Identifica las tareas que son críticas para la duración del proyecto Tareas Críticas No puede incrementarse su duración o cambiar su fecha de inicio sin afectar a la finalización del proyecto No tienen margen de demora P5-1.9 Camino Crítico (ruta crítica) Formato Asistente Diagramas Gantt P5-1.10
21 Formulario de Tareas Realizar tarea 4 del Tutorial P5-1.11
22 INGENIERÍA DEL SOFTWARE I Práctica 5, parte 3 Trabajo con recursos Planificación de proyectos con Microsoft Project Introducción Hasta Ahora... Ámbito del Proyecto Lista de Tareas Duraciones Dependencias de Tareas Gestión de Recursos. Objetivos: Crear Listas de Recursos Asignar Recursos a Tareas Introducir Información detallada de recursos Asignar costos a recursos y tareas Asignar tasas variables de recursos y tablas de tasa de costo P5-1.2
23 Introducción Recursos Personas, lugares y elementos necesarios para realizar una tarea Con la asignación de recursos a las tareas: Se controla mejor el trabajo necesario para realizar una tarea Coste del trabajo necesario Progreso del proyecto Cada tarea necesita tener asignada los recursos necesarios para llevarla a cabo Mínimo 1 Recurso Nombre del Recurso: Genérico Auxiliar Administrativo Específico José Rodríguez P5-1.3 Trabajo con Recursos Introducir Recursos (Cuadro Diálogo Asignar Recursos) P5-1.4
24 Trabajo con Recursos Introducir Recursos (Hoja de Recursos) P5-1.5 Trabajo con Recursos Tipos de Recursos: Recursos de Trabajo Personas y el Equipamiento que completan las tareas empleando tiempo (o trabajo) en las mismas. Al configurar un recurso de trabajo, se hace en el contexto del tiempo. Los recursos materiales Suministros, artículos u otros productos consumibles utilizados para completar tareas en el proyecto (hormigón, acero, tuberías, madera y cristal) Los recursos materiales son diferentes de los recursos de trabajo como personal y equipamiento, que utilizan tiempo en vez de material para completar las tareas. P5-1.6
25 Trabajo con Recursos Configuración Recursos de Trabajo Se hace en el contexto del tiempo. Un nuevo recurso de trabajo se define indicando la cantidad de tiempo, o capacidad máxima, que el recurso va a dedicar al proyecto en conjunto: tiempo completo (100%), tiempo parcial (50%, por ejemplo) o múltiple (por ejemplo, 300% para tres carpinteros en el proyecto). De la misma manera, al asignar un recurso de trabajo a una tarea, se especifica la parte de tiempo del recurso disponible para la tarea Unidades de asignación El recurso puede estar asignado a tiempo completo (100%), a tiempo parcial (por ejemplo, 20%, con el tiempo restante disponible para otras asignaciones), o múltiple (por ejemplo, 200% para dos fontaneros asignados a una tarea). P5-1.7 Trabajo con Recursos Configuración Recursos Materiales: Se define la etiqueta de material, o unidad de medida, para el material. Ejemplos de etiquetas son metros cúbicos, toneladas y cajas. Cuando se asigna un recurso material a una tarea, se especifica el consumo de material para la asignación; por ejemplo, 10 toneladas de acero para una asignación específica. Se puede establecer si el uso del material está basado en el tiempo (consumo de material variable) o no (consumo de material fijo). Los recursos materiales son diferentes de los recursos de trabajo en varios aspectos: Los campos de tasa de horas extra y de grupo de trabajo están desactivados. La disponibilidad de unidades no puede especificarse. Los recursos materiales no se redistribuyen. Los recursos materiales no utilizan calendarios de recursos. El costo por uso funciona de manera diferente que para recursos de trabajo. P5-1.8
26 Asignación de Recursos Introducir Información para un Recurso: P5-1.9 Trabajar con Recursos Disponibilidad de un Recurso Período de tiempo de trabajo que puede programarse para trabajar en tareas. Determinada por: Los períodos laborables especificados en el calendario de recursos. Las fechas de comienzo y fin de recursos para el proyecto. La disponibilidad de unidad de recursos durante un período de tiempo dado; por ejemplo, 50%, 100% o 300%. La disponibilidad de los recursos se aplica sólo a recursos de trabajo Calendario del proyecto (Cambiar calendario laboral) para definir los períodos y días laborables y no laborables de todos los recursos del proyecto. Calendario de recursos para definir excepciones a períodos laborables para recursos individuales; por ejemplo, para días no laborables o vacaciones. P5-1.10
27 Trabajar con Recursos Disponibilidad de un Recurso Si un recurso no comienza o termina al mismo tiempo que la fecha de comienzo y fin del proyecto, se pueden especificar las fechas de comienzo y fin de disponibilidad del recurso (cuadro de diálogo Información del recurso. Disponibilidad de unidad del recurso para el proyecto en conjunto: tiempo completo (100%), tiempo parcial (50%, por ejemplo) o múltiple (por ejemplo, 300% para tres carpinteros en el proyecto). En Información del recurso se puede especificar que una disponibilidad de unidad de recurso varíe en diferentes períodos de tiempo durante el proyecto P Trabajar con Recursos Realizar tarea 1 del Tutorial Disponibilidad de un Recurso P5-1.12
28 Trabajar con Recursos Asignación de los Recursos a Tareas: 1 Recurso a 1 Tarea Varios Recursos a 1 Tarea 1 Recurso a Varias Tareas P Trabajar con Recursos Realizar tarea 2 del Tutorial Asignación de los Recursos a Tareas: P5-1.14
29 Gestión de Costos En Project 2 Tipos de Costos: Por Recursos Cada recurso tiene sus costos asociados Fijos de Tareas Se usan cuando la tarea en sí tiene un costo asociado Por ejemplo, si una tarea se está realizando por un recurso de precio fijo (contratado) se introduce un costo fijo a la tarea sin asociarle costos de recursos Costos por Uso Costos asociados a un recurso o tarea que se cargan una sola vez independientemente de la duración de la tarea o el número de unidades de un recurso asignado a la tarea (ejemplo, pagar tarifa de transporte de una maquinaria a una obra) P Gestión de Costos Costo Fijo en una Tarea: Ver Tabla Costo El costo fijo de una tarea no se carga al proyecto hasta que no termina la tarea P5-1.16
30 Gestión de Costos Costos de un Recurso Trabajo Basados en Tasas: Costos de recursos de trabajo, como personas o equipos, a los que ha asignado tasas estándar y (si es necesario) tasas de horas extra, normalmente por hora. Cuando asigna un recurso a una tarea, Microsoft Project calcula el costo total del recurso utilizando las tasas de recursos por horas que haya introducido y el tiempo empleado en llevar a cabo la tarea. Materiales Basados en Tasas: Son costos de recursos materiales consumibles, como materiales de construcción o suministros, a los que ha asignado tasas estándar. Las tasas de recursos materiales se asignan por unidad de material, como tasa por metro o tasa por tonelada. Cuando asigna un recurso material a una tarea, Microsoft Project calcula los costos totales materiales utilizando la tasa de recurso material que ha introducido y la cantidad de material necesaria para completar la tarea. P Gestión de Costos Costos de un Recurso P5-1.18
31 Gestión de Costos Tablas de Tasas de Costos: Conjunto de tasas de recursos y costos por uso para recursos materiales y de trabajo. Hasta 25 niveles diferentes para introducir futuros cambios de tasas, como un aumento de tasas de pago o mejoras materiales, y es posible especificar la fecha en que deben entrar en vigor esos cambios. Por ejemplo, si sabe que un recurso va a tener un aumento en la paga dentro de seis meses, puede hacer que Microsoft Project empiece utilizando automáticamente la nueva tasa en el momento que se especifique. Hay cinco tablas de tasas de costo (de la A a la E) lo que supone cinco grupos de diferentes tasas que puede cargar un recurso para diferentes tipos de trabajo. Por ejemplo, puede pagar a un carpintero más por hacer un acabado que por enmarcar, por lo que puede aplicar una tabla de tasas a la asignación de trabajo de acabado del carpintero y una diferente a la asignación del trabajo de enmarcar. P Gestión de Costos Tablas de Tasas de Costos: P5-1.20
32 Gestión de Costos Aplicar una Tabla de Tasa de Costo en una Tarea: Vistas Uso de Tareas P Gestión de Costos Aplicar una Tabla de Tasa de Costo en una Tarea: Información de Asignación: La nueva tasa se aplica y se recalcula el nuevo costo de la tarea P5-1.22
33 Trabajar con Recursos Realizar tarea 3 del Tutorial Acumulación de Costos: Comienzo Costos de los recursos efecto al comienzo tarea Fin Costos recursos efecto al fin tarea Prorrateo (por defecto) Su acumulación se distribuye a lo largo de la duración. P Calendarios Crear un Calendario para una Tarea: Menú Herramientas Cambiar calendario laboral En el cuadro Nombre, escribir el nombre del nuevo calendario. Opciones: Para comenzar con un calendario predeterminado, click en Crear nuevo calendario base. Para crear un nuevo calendario base a partir de un calendario existente, hacer clic en Hacer una copia del y, a continuación, en el nombre del calendario que aparece en el cuadro. P5-1.24
34 Calendarios Crear un Calendario para una Tarea: Hacer los cambios en el calendario: Cambiar días específicos Seleccionar días no adyacentes (Ctrol + Click), adyacentes (Mayus + Click) Cambiar un día de la semana en todo el calendario Establecer Fechas Predeterminadas (Pred, Periodo no lab, Periodo lab pred) En Periodo laborable no predeterminado seleccionar horario (desde-hasta) P Calendarios Crear un Calendario para una Tarea: Después de crear el calendario hay que asignarlo a alguna tarea. P5-1.26
35 Calendarios Realizar Tarea 4 del Tutorial Asignar y cambiar el Calendario de un Recurso P5-1.27
36 INGENIERÍA DEL SOFTWARE I Práctica 5, parte 4 Gestión de las Cargas de Trabajo de los Recursos y Delimitaciones de Tareas Planificación de proyectos con Microsoft Project Introducción a la Programación con Recursos A medida que avanza la planificación se realizan ajustes para reflejar: el alcance del proyecto las asignaciones del proyecto otra nueva información Los cambios en los recursos afectan a la Programación del Proyecto Cuando se modifica una asignación: Se recalcula la programación inmediatamente Importante considerar: Método de Programación Configuración del tipo de tarea P5-1.2
37 Tipos de Programación Programación Condicionada por el Esfuerzo: Alarga o Reduce la Duración de una tarea para adaptarla a cambios en los recursos No cambia el trabajo (esfuerzo) total de la Tarea Ejemplo: Una tarea puede necesitar 32 horas de trabajo para su finalización, pero puede tener programada una duración de 2 días. Para completar la tarea en 2 días, se deben asignar dos recursos, que tienen que trabajar 8 horas diarias cada uno. Si se quitase un recurso de la tarea, la duración se alargaría a 4 días, mientras que el esfuerzo necesario para completarla (32 horas) no variaría. Sólo es aplicable a recursos que se agregan o se quitan en una tarea. P5-1.3 Tipos de Programación Programación Condicionada por el Esfuerzo: Es la que usa Project por defecto Puede cambiarse: Tareas individuales (Información de la Tarea Avanzado) Todas las nuevas tareas creadas en un proyecto Opciones-Herramientas-Programación-Desactivar Casilla La configuración del tipo de tarea influye en cómo se programan las tareas: Tres tipos de tareas Unidades Fijas Duración Fija Trabajo Fijo Ecuación básica: Trabajo = Duración n * Unidades P5-1.4
38 Tipos de Programación Programación Condicionada por el Esfuerzo: Modificación de una Tarea de Unidades Fijas Unidades Fijas Condicionada Esfuerzo Añadir una unidad del mismo recurso (A) Añadir una unidad de un recurso distinto (B) Unidades Fijas NO condicionada Esfuerzo Añadir una unidad del mismo recurso (A) Añadir una unidad de un recurso distinto (B) Duración Unidades Trabajo 1 Semana 200% Recurso A 40 horas cada uno 80 horas en total 1 Semana 100% Recurso A 100% Recurso B 40 horas 40 horas 80 horas en total Duración Unidades Trabajo 1 Semana 200% Recurso A 40 horas cada uno 80 horas en total 2 Semanas 100% Recurso A 100% Recurso B 80 horas 80 horas 160 horas en total P5-1.5 Tipos de Programación Tutorial Parte 1 Unidades Fijas Programación Condicionada por el Esfuerzo: Añadir un recurso adicional a una tarea de Unidades Fijas Las unidades se incrementan a 200% La duración disminuye a 1 Semana Trabajo 80 horas P5-1.6
39 Tipos de Programación Programación Condicionada por el Esfuerzo: Modificación de una Tarea de Duración Fija Duración Fijas Condicionada Esfuerzo Añadir una unidad del mismo recurso (A) Añadir una unidad de un recurso distinto (B) Duración Fijas NO condicionada Esfuerzo Añadir una unidad del mismo recurso (A) Añadir una unidad de un recurso distinto (B) Duración Unidades Trabajo 2 Semanas 200% Recurso A 80 horas cada uno 160 horas en total 2 Semanas 50% Recurso A 50% Recurso B 40 horas 40 horas 80 horas en total Duración Unidades Trabajo 2 Semanas 200% Recurso A 80 horas cada uno 160 horas en total 2 Semanas 100% Recurso A 100% Recurso B 80 horas 80 horas 160 horas en total P5-1.7 Tipos de Programación Tutorial Parte 1 Duración Fija Programación Condicionada por el Esfuerzo: Añadir un recurso adicional a una tarea de Duración Fijas Las unidades cambian a 50% La duración sigue siendo de 1 Semana Trabajo 20 horas a cada unidad P5-1.8
40 Tipos de Programación Programación Condicionada por el Esfuerzo: Modificación de una Tarea de Trabajo Fijo Se modifican la duración y unidades recursos Tiene que estar condicionada por el esfuerzo Trabajo Fijo Condicionada Esfuerzo Añadir una unidad del mismo recurso (A) Añadir una unidad de un recurso distinto (B) Duración Unidades Trabajo 1 Semana 200% Recurso A 40 horas cada uno 80 horas en total 1 Semana 100% Recurso A 100% Recurso B 40 horas 40 horas 80 horas en total P5-1.9 Tipos de Programación Tutorial Parte 1 Trabajo Fijo Programación Condicionada por el Esfuerzo: Añadir un recurso adicional a una tarea de Trabajo Fijo Las unidades son del 100% La duración disminuye 1 Semana Trabajo 40 horas a cada unidad (80 total) P5-1.10
41 Perfiles de Trabajo Creación (Predefinido): Cuando se asigna un recurso a una tarea el trabajo total de la tarea se distribuye (por omisión) uniformemente a lo largo de la tarea Perfil Uniforme Perfil > Cómo se distribuye el trabajo programado para un recurso a lo largo de la duración de una tarea Perfiles Preestablecidos (Información de la Asignación) Uniforme (horas de trabajo uniformes vs duración tarea) Creciente (pocas horas principio y se incrementa gradual hasta 100%) Decreciente (100% principio y se decrementa gradual) Dos Picos (número de horas sube 2 veces al 100%) Pico inicial (número de horas sube al 100% en el primer cuarto de la duración ) Pico Final (número de horas sube al 100% en el último cuarto de la duración ) Campana Campana achatada P Perfiles de Trabajo Tutorial Parte 2 P5-1.12
42 Programación de un Proyecto Tutorial Parte 3 Programación de un Proyecto a partir de la fecha de fin: La mayoría de programaciones de proyectos a partir de fecha inicio proyecto Usos: Hay ocasiones en las que es necesario programar respecto fecha fin: Ejemplo: Terminar un proyecto para una fecha concreta Encontrar las fechas más tardías para realizar las tareas (aún sabiendo la fecha de comienzo) Al programar desde fecha fin se calcula la fecha de comienzo de un proyecto para que pueda comenzar a tiempo Proyecto Información del Proyecto- Programar a Partir de Fecha Fin P Introducción Conflictos en Recursos: Se producen cuando un recurso está programado para realizar más trabajo del que puede llevar a cabo en el periodo laborable disponible Se identifican en Rojo Forma de resolverlos: Automático (Project) Ajustes automático Retrasar o Dividir Asignaciones de recursos o tareas Manual Usando técnicas de programación en Project P5-1.14
43 Introducción Ejemplo SobreAsignación: P Carga de Trabajo Visualización de las cargas de trabajo de recursos y asignaciones de tareas: Ayuda a identificar hasta qué punto hay SobreAsignación Barra de Herramientas Administración de Recursos: P5-1.16
44 Vistas Vista Asignación de Recursos: Vista Uso de Recursos Vista Gantt de Redistribución P Ver SobreAsignaciones Ir a la SobreAsignación siguiente: Tutorial Parte 4.1 P5-1.18
45 Resolución de Conflictos de Recursos No todas las sobreasignaciones se pueden resolver: Las inferiores a una hora por día o un día a la semana podrían quedarse sin resolver Estrategias: Redistribución Automática de los Recursos: Se retrasan o se dividen las tareas Redistribución Manual de Sobreasignaciones de recursos: Cuando la redistribución no resuelve los conflictos como se desea P Resolución de Conflictos de Recursos Redistribución Automática: Las asignaciones seleccionadas se distribuyen teniendo en cuenta: Capacidad de trabajo, unidades de asignación, calendario del recurso, duración y delimitaciones de las tareas Cuadro Diálogo Redistribuir Recursos: P5-1.20
46 Resolución de Conflictos de Recursos Cuadro Diálogo Redistribuir Recursos: Cálculo Redistribución Automática (ante cambios planificación) Manual (sólo cuando se pulsa Redistribuir Ahora) Ámbito Redistribución Todo el Proyecto (predeterminado) Tareas en un rango de fechas determinado Resolución sobreasignaciones Orden de redistribución Sólo Identificador Comprueba tareas en orden ascendente de su Id Estándar (Pred) Comprueba tareas orden dependencias con predecesoras, demora disponible, fechas, prioridades, delimitaciones Prioridad, estándar 1º prioridad, luego igual estándar Margen de demora permisible Sólo aquellas tareas que no afectan a la fecha fin del proyecto Asignaciones y división de tareas P Resolución de Conflictos de Recursos Ejemplo: Herramientas-Redistribuir Recursos (Por Defecto) Redistribuir Ahora P5-1.22
47 Resolución de Conflictos de Recursos Revisión de los cambios automáticos de redistribución: P Resolución de Conflictos de Recursos Anterior Redistribución: Posterior Redistribución: P5-1.24
48 Resolución de Conflictos de Recursos Resolución Manual de Sobreasignaciones: Automática. A veces: No resuelve todos los conflictos de recursos Ajustes no deseados Sugerencias Redistribución Manual: Incrementar la capacidad máxima del recurso Reprogramar la tarea que ha creado la sobreasignación Añadir horas extras Ajustar las dependencias o delimitaciones de las tareas Suprimir el recurso si no es importante para la tarea Sustituir el recurso sobreasignado por un recurso infrautilizado Ajustar el calendario para ampliar los días y horas laborables del proyecto o recurso Disminuir la cantidad de trabajo asignado al recurso P Resolución de Conflictos de Recursos Resolución Manual de Sobreasignaciones: Incremento de la capacidad máxima de un recurso: P5-1.26
49 Resolución de Conflictos de Recursos Tutorial Parte 4.2 Resolución Manual de Sobreasignaciones: Cambio del Trabajo en una asignación de Tarea: Sólo debe hacerse tras analizar el trabajo necesario para realizar la tarea P Programación de las delimitaciones de Tareas Introducción Pueden aparecer situaciones en las que es necesario comenzar o terminar tareas en una fecha exacta o aproximada Cuando se impone una limitación en fecha comienzo o fin se pierde flexibilidad ante cambios programación En Project todas las tareas son programadas para ocurrir tan pronto como sea posible en base a la fecha de comienzo del proyecto Project controla delimitaciones y avisa ante generación de conflictos P5-1.28
50 Programación de las delimitaciones de Tareas Restricción de Fechas de Comienzo y Fin Tarea Delimitación Restricción comienzo o fin tarea Tipos de Delimitación: Flexible: No está ligada a una fecha específica Inflexible: Ligada a una fecha específica Su tipo depende de que el proyecto esté programado a partir de la fecha de comienzo o de fin Información de la Tarea Avanzado Tipo Delimitación Fecha P Programación de las delimitaciones de Tareas Aplicación de Delimitaciones Flexibles: Delimitación Descripción Es Flexible para Lo Antes Posible (LAP) Lo Más Tarde Posible (LMTP) No Finalizar Antes Del (NFAD) No Comenzar Antes Del (NCAD) La tarea comienza lo antes posible, basándose en otras delimitaciones y dependencias La tarea comienza lo más tarde posible, basándose en otras delimitaciones y dependencias La tarea termina en la fecha introducida o en una posterior La tarea comienza en la fecha introducida o en una posterior Todos los Proyectos Todos los Proyectos Proyectos Programados a partir de una fecha de comienzo Proyectos Programados a partir de una fecha de comienzo No Finalizar Después Del (NFDD) No Comenzar Después Del (NCDD) La tarea termina en la fecha introducida o en una anterior La tarea comienza en la fecha introducida o en una anterior Proyectos Programados a partir de una fecha de fin Proyectos Programados a partir de una fecha de fin P5-1.30
51 Programación de las delimitaciones de Tareas Aplicación de una delimitación flexible: P Programación de las delimitaciones de Tareas Aplicación de Delimitaciones Inflexibles: Delimitación Descripción Es Inflexible para No Finalizar Antes Del (NFAD) La tarea termina en la fecha introducida o en una posterior Proyectos Programados a partir de una fecha de fin No Comenzar Antes Del (NCAD) La tarea comienza en la fecha introducida o en una posterior Proyectos Programados a partir de una fecha de fin No Finalizar Después Del (NFDD) No Comenzar Después Del (NCDD) Debe Finalizar el (DFE) Debe Comenzar el (DCE) La tarea termina en la fecha introducida o en una anterior La tarea comienza en la fecha introducida o en una anterior La tarea finaliza en la ficha introducida La tarea comienza en la fecha introducida Proyectos Programados a partir de una fecha de comienzo Proyectos Programados a partir de una fecha de comienzo Todos los Proyectos Todos los Proyectos P5-1.32
52 Programación de las delimitaciones de Tareas Aplicación de una delimitación inflexible: P Programación de las delimitaciones de Tareas Programación de delimitaciones que crean conflictos: Cuando se produce un conflicto Asistente Planeación P5-1.34
53 Presentación de las Delimitaciones del Proyecto Tutorial Parte 5 Formas de mostrar delimitaciones Indicadores de Delimitación Fechas de Delimitación (Hoja Tareas Tabla Fechas Delimitación) P5-1.35
54 INGENIERÍA DEL SOFTWARE I Práctica 5 Seguimiento y Control de un Proyecto Seguimiento de proyectos con Microsoft Project Línea Base Definición de una Línea de Base Creada la Programación y resueltos los conflictos (recursos y tareas) se tiene la mejor estimación Antes de que comience la 1ª Tarea del proyecto es necesario definir una línea de base: Instantánea tomada en un momento concreto del proyecto Útil para comparar la programación planificada con versiones posteriores de la programación para ver los cambios obtenidos Una línea de base es fundamental para llevar a cabo un seguimiento del progreso. Si crea una línea de base, controla el progreso viendo las variaciones entre las estimaciones de la línea de base y los datos programados. Definición de una línea Base: Herramientas Seguimiento Guardar Línea Base Proyecto Completo P5-1.2
55 Línea Base Información Guardada en Línea Base: Tareas Fechas de comienzo y fin Duraciones Trabajo Costos Tareas divididas Trabajo de fase temporal Costos de fase temporal Recursos Trabajo, Costos, Trabajo de fase temporal, Costos de fase temporal Asignación Fechas de comienzo y fin, Trabajo, Costos, Trabajo de fase temporal Costos de fase temporal P5-1.3 Línea Base Qué hace Project con los datos? Guarda los datos de la misma como parte del archivo del proyecto. Una línea de base no es un archivo independiente. Por ejemplo, cuando se guarda una línea de base, Microsoft Project copia la información de los campos Comienzo y Fin en los campos Comienzo previsto y Fin previsto. Se pueden modificar los datos de la línea de base para ajustar los cambios realizados en el proyecto como combinar, agregar o eliminar tareas. También se pueden eliminar todos los datos de una línea de base, borrando ésta, si, por ejemplo, el proyecto ha concluido y se desea utilizar el plan como plantilla de futuros proyectos. P5-1.4
56 Línea Base Cuándo se debe crear? Lo ideal es crearla después de elaborar y perfeccionar el plan del proyecto. Dado que la línea de base proporciona los puntos de referencia con los que se puede comparar el progreso del proyecto real, debe incluir las mejores estimaciones de duración de las tareas, de las fechas de comienzo y fin, de los costos y de otras variables del proyecto que desee controlar. Si la información de la línea de base difiere de los datos actuales, significará que el plan original no es preciso. Normalmente, esta diferencia se produce si ha cambiado el ámbito o la naturaleza del proyecto. Si los participantes del proyecto están de acuerdo en que la diferencia lo justifica, entonces en cualquier momento durante el proyecto podrá modificar o adaptar la línea de base. P5-1.5 Línea Base En qué se diferencia un plan previsto de un plan provisional? Una línea de base es el conjunto original de estimaciones de fechas de comienzo y fin, duraciones, trabajo y costo que guarda después de concluir y perfeccionar el plan del proyecto, antes de que éste comience. Es el principal punto de referencia para medir los cambios que se producen en el proyecto. Guarda casi 20 datos, incluidos totales e información de fase temporal de tareas, recursos y asignaciones. Un plan provisional es un conjunto de datos actuales que se guardan después de comenzar el proyecto y se comparan con la línea de base para evaluar el progreso. Un plan provisional sólo guarda dos datos: la fecha de comienzo y la ficha de fin de la tarea actual. Se pueden guardar hasta 10 planes provisionales. P5-1.6
57 Línea Base Tutorial - Apartado 0 Creación de Planes Adicionales Un plan provisional se guarda en ciertas fases de un proyecto 1. Herramientas-Seguimiento-Guardar línea de base. 2. Guardar plan provisional. 3. Copiar - click en el nombre del plan provisional actual. 4. En el cuadro En, click en un nombre para el siguiente plan provisional o especifique un nuevo nombre. 5. Proyecto completo o en Tareas seleccionadas para guardar la parte de la programación que desee. Después de guardar un plan provisional, se pueden ver las fechas de comienzo y fin del plan insertando sus campos en una vista de hoja de tareas. Por ejemplo, si ha guardado tres planes provisionales, puede ver las fechas guardadas en el tercer plan insertando los campos Comienzo3 y Fin3 en la vista Hoja de tareas. P5-1.7 Introducción Seguimiento: Proceso de recoger e introducir información de las tareas en la programación Ejemplo: fechas reales de comienzo o fin Se puede obtener ventaja sobre tareas que se adelantan respecto de su duración prevista Se pueden tomar decisiones ante tareas que se retrasan de acuerdo a lo previsto Se basa en la introducción de información de ejecución real del proyecto Objetivos: Controlar el progreso actual de las tareas Dividir tareas para reprogramar el trabajo de una tarea Comparar datos de la línea de base con la información actual y real P5-1.8
58 Seguimiento del Progreso Cuando se inicia el trabajo del proyecto se puede comenzar el seguimiento Cuando se introduce el progreso real de las tareas el proyecto se recalcula automáticamente Las tareas que no han progresado son reprogramadas en base a los datos actuales, dependencias tareas, recursos y limitaciones Tres tipos de fechas para cada tarea: Prevista Real Actual P5-1.9 Seguimiento del Progreso Los campos son Duración, Trabajo, F. Comienzo, F. Fin y Coste. Campo Actual Real Prevista Descripción Información actual sobre las tareas. Al comenzar un proyecto, la información programada es similar o incluso idéntica a la información de línea de base planificada. A medida que se van completando las tareas, podrá realizar ajustes e introducir información real. Al comenzar a introducir la información real acerca de las tareas en curso, la información actual lo tiene en cuenta y vuelve a realizar los cálculos. Se calcula como la suma del trabajo real y el trabajo restante. En el caso de las tareas finalizadas, la información programada es la misma que la información real. La información real refleja el modo en el que las tareas se llevan a cabo finalmente Se aplica a tareas que están en progreso o han terminado Estas fechas no cambian una vez realizado el seguimiento de una tarea, a menos que sean editadas Fechas planificadas originalmente (Línea Base) Estas fechas se usan para comparar el plan original con las fechas reales y las fechas previstas. P5-1.10
59 Seguimiento del Progreso Fases del proyecto: Planificación Fechas Actuales Una vez definida línea base: Fechas Previstas = Fechas actuales A medida que se van realizando tareas, las fechas actuales y las fechas reales van coincidiendo Cuando termina el proyecto, coinciden todas las fechas actuales y reales Seguimiento en Project: P Seguimiento del Progreso Introducción de la Información del Progreso Real: Project permite introducir 5 tipos de datos reales: Fechas reales de comienzo y fin Porcentaje Completado Duración real y duración restante Trabajo real y trabajo restante Costos reales y costos restantes Posibilidades: Actualizar Tarea Información de la Tarea Tabla de Seguimiento Barra Herramientas Seguimiento P5-1.12
60 Seguimiento del Progreso Introducción de una fecha real de fin para las tareas: Ejemplo: Seguimiento.mpp Seleccionar Escribir Propuesta Herramientas-Seguimiento-Actualizar Tareas P Seguimiento del Progreso Tutorial - Apartado 1 Introducción de una fecha real de fin para las tareas: Herramientas-Seguimiento-Actualizar Tareas Porcentaje Completado Duración real recalculada a 2 días Fecha Comienzo Real como Prevista Datos previstos = Datos reales P5-1.14
61 Seguimiento del Progreso Introducción de duraciones reales y restantes: Seleccionar Negociar Nuevo Alquiler Herramientas-Seguimiento-Actualizar Tareas P Seguimiento del Progreso Tutorial - Apartado 2 Introducción de una fecha real de fin para las tareas: Herramientas-Seguimiento-Actualizar Tareas Porcentaje Completado Fecha Fin Recalculada Fecha Comienzo Real como Prevista P5-1.16
62 Seguimiento del Progreso Tutorial - Apartado 3 Introducción de un porcentaje completado: Más Vistas Hoja de Tareas Ver Tabla Seguimiento Barra Herramientas Seg Seleccionar la tarea Terminar Dibujos Barra Seguimiento pulsar 75% completado Fecha de comienzo real como prevista Las duraciones real y restante se actualizan según lo programado P Seguimiento del Progreso Tutorial - Apartado 4 Introducción del trabajo real: Más Vistas Uso de Tareas Formato Detalles Trabajo Real Ver Tabla Seguimiento Seleccionar Terminar Dibujos P5-1.18
63 Seguimiento del Progreso División de Tareas: Una tarea puede ser dividida o reprogramada para interrumpir el trabajo y reanudar el restante en un punto posterior de la programación Modos de interrupción: Lo sabemos en la planificación (al crearla) Se interrumpe una vez comenzada Barra Herr. Estándar Dividir Tarea Puntero Ratón P Seguimiento del Progreso Actualización del resto del Proyecto: Tareas que no tienen lugar según lo previsto tienen que ser actualizadas antes de actualizar el resto de la programación Tareas según lo previsto Actualizar Proyecto o Actualizar según Programación P5-1.20
64 Seguimiento del Progreso Tutorial - Apartado 5 Actualización del proyecto según la programación: Herramientas Seguimiento Actualizar Proyecto Actualizar Trabajo Completado Al 8 Octubre 2009 La programación será actualizada hasta el jueves 8/10/09 Opción Porcentaje Completado Opción Proyecto Completo Las tareas programadas para comenzar el 8/10/09 o en una fecha anterior son actualizadas según la programación P Seguimiento del Progreso Comparación de una línea base con los datos reales: Línea Base Base para comparar costos, trabajo y fechas para todas las tareas y recursos Al comparar el proyecto con la línea base se puede controlar: Las tareas se realizan según lo programado Los recursos están desarrollando su trabajo Costos no se salen del presupuesto Las líneas base y datos reales pueden verse: Gráficamente en diagramas Numéricamente en Tablas P5-1.22
65 Seguimiento del Progreso Comparación de una línea base con los datos reales: Herramienta Tipo Descripción Gantt de Seguimiento Gráfico Información Real y de la línea de base de las tareas en formato gráfico Variación Tabla Diferencia entre la información real y la de la línea de base Trabajo Tabla Horas de trabajo reales y de la línea base mostrando las variaciones Costo Tabla Costos reales y de la línea base mostrando las variaciones Costo mayor que el presupuestado Tareas Propuestas Trabajo sobrepresupuestado Filtro de Tareas Filtro de Tareas Filtro de Recursos Muestra todas las tareas con un costo mayor al de la línea base Muestra todas las tareas retrasadas respecto a lo programado Recursos con trabajo previsto mayor que el de la línea base P Seguimiento del Progreso Tutorial - Apartado 6.1 y 6.2 Mostrar el Diagrama de Gantt de Seguimiento: Barra Vistas Gantt de Seguimiento P5-1.24
66 Seguimiento del Progreso Tutorial - Apartado 6.3 Vistas en Tablas P Seguimiento del Progreso Visualización de Líneas de Progreso: Línea Progreso, representación visual del progreso de un proyecto Pueden dibujarse en Vistas Diagramas Gantt y Gantt Seguimiento Picos a la izquierda trabajo retrasado vs previsto Picos a la derecha trabajo avanzado vs previsto Modos: Seguimiento Agregar Línea Progreso Cuadro Diálogo Líneas de Progreso P5-1.26
67 Tutorial - Apartado 6.4 Seguimiento del Progreso Aplicación de Líneas de Progreso: Archivo Lineas.mpp Más Vistas Gantt Seguimiento Seleccionar tarea 29 Barra Herramientas Seguimiento Agregar Línea de Progreso Situar el puntero del ratón sobre diagrama de Gantt hasta que la sugerencia muestre como fecha de progreso el 25 Nov 1998 y pulsar botón izqdo P Seguimiento de Costos Proyecto Información Proyecto - Estadísticas P5-1.28
68 Seguimiento de Costos Ver Costos de Tareas Ver-Diagrama Gantt Ver Tabla - Costo P Seguimiento de Costos Ver Costos de Recursos Ver-Hoja de Recursos Ver Tabla - Costo P5-1.30
69 Seguimiento de Costos Ejemplo de Seguimiento de Costos: Tarea Probar el programa en el plan del proyecto y se asigna un revisor del contrato a dicha tarea a un costo de 40 por hora Se especifica una duración de 10 días (8 horas por día) y después se guarda una línea de base Transcurridos cinco días, se determina que la tarea está a medio terminar y se marca en Microsoft Project como completada al 50%. En la vista Hoja de tareas, se aplica la tabla Costo. En el campo Costo previsto, Microsoft Project muestra el costo previsto de la tarea, 3.200, que ha calculado multiplicando la estimación original de 10 días de duración (80 horas) por la tasa estándar del revisor de 40 dólares por hora. Puesto que la tarea no ha ocasionado ningún costo no planeado en los cinco primeros días, el campo Costo real muestra exactamente el costo real de la tarea hasta la fecha. En este caso, costo real = trabajo real * tasa estándar o 40 horas * 40 por hora = (Trabajo de horas extra, costos por uso y costos fijos también pueden incluirse en un costo real). P Seguimiento del Proyecto Ejemplo de Seguimiento de Costos: El costo restante se calcula mediante la fórmula costo restante = trabajo restante * tasa estándar o 40 horas * 40 por hora = En el campo Costo total, Microsoft Project muestra el costo programado, que calcula de acuerdo a la fórmula costo programado = costo real + costo restante o = Como el costo programado es igual al costo previsto, el campo Variación muestra una variación de costo de 0.00, lo que significa que la tarea se ajusta exactamente al presupuesto. P5-1.32
PRÁCTICA 3 GESTIÓN DE RECURSOS CON MS PROJECT
PRÁCTICA 3 GESTIÓN DE RECURSOS CON MS PROJECT Objetivos: Aprender a definir y asignar recursos en MS Project. Manejar diferentes tipos de costes en MS Project. Utilizar calendarios en MS Project. Actividades:

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución