Source: http://docplayer.it/1319019-Il-sistema-di-previsione-della-spesa-per-gli-investimenti-pubblici-un-applicazione-agli-interventi-degli-accordi-di-programma-quadro.html
Timestamp: 2017-05-26 04:22:55+00:00

Document:
IL SISTEMA DI PREVISIONE DELLA SPESA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICI: UN APPLICAZIONE AGLI INTERVENTI DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO - PDF
IL SISTEMA DI PREVISIONE DELLA SPESA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICI: UN APPLICAZIONE AGLI INTERVENTI DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO
Download "IL SISTEMA DI PREVISIONE DELLA SPESA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICI: UN APPLICAZIONE AGLI INTERVENTI DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO"
Ada Gambino
1 Numero 8 Anno 2006 IL SISTEMA DI PREVISIONE DELLA SPESA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICI: UN APPLICAZIONE AGLI INTERVENTI DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO C. Amati, F. Barbaro, F. De Angelis, M. A. Guerrizio, F. Spagnolo2 Il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, formato dall Unità di valutazione (UVAL) e dall Unità di verifica (UVER), è stato istituito, nella sua forma attuale, nell ambito del riordino delle funzioni di promozione dello sviluppo assegnate al Ministero dell Economia e delle Finanze avviato con la costituzione, nel 1998, del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione (DPS). Ciascuna Unità è formata da un massimo di 30 componenti coordinati da un Responsabile, posto alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento, ai sensi del D.M. 19 dicembre 2000, recante Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. Il Nucleo, nel suo insieme, svolge attività di supporto tecnico alle Amministrazioni pubbliche e partecipa alla Rete dei Nuclei di Valutazione e Verifica regionali e centrali. L UVAL, in particolare, elaborando e diffondendo metodi per la valutazione dei progetti e dei programmi d investimento pubblico ex ante, in itinere ed ex post, anche al fine di ottimizzare l utilizzo dei fondi strutturali comunitari e fornendo valutazioni sulla rispondenza dei programmi e progetti di investimento agli indirizzi di politica economica, sulla fattibilità economico-finanziaria delle iniziative e sulla loro compatibilità e convenienza rispetto ad altre soluzioni, nonché sulla loro ricaduta economica e sociale nelle zone interessate. L UVER assolve invece la funzione istituzionale di verificare e dare impulso all attuazione dei programmi e progetti di investimento di Amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamenti pubblici. Le attività di verifica, accompagnamento e assistenza sono distribuite su due filoni interconnessi: attività informative, che prevedono la costruzione di una adeguata conoscenza in tema di investimenti pubblici, l osservanza delle previsioni di spesa e la stima degli effetti socio-economici connessi all attuazione degli investimenti; attività propositive e di azione, che consistono nell individuazione, valutazione e attuazione di proposte sulle iniziative da adottare per il superamento dei limiti operativi che condizionano il buon andamento della dinamica di spesa degli interventi. Collana Materiali Uval Direttore responsabile: Laura Raimondo Segreteria di redazione: Progetto grafico a cura dell Ufficio per la Comunicazione e le Relazioni esterne del DPS Autorizzazione Tribunale di Roma n. 306/2004 Finito di stampare nel marzo 2006 Materiali UVAL è pubblicato anche in formato elettronico all indirizzo3 Il sistema di previsione della spesa per gli investimenti pubblici: un applicazione agli interventi degli Accordi di Programma Quadro Sommario La costruzione di uno strumento per anticipare in modo sistematico l andamento della spesa annua per investimenti pubblici nasce dall esigenza di una sempre più efficace allocazione delle risorse disponibili e di un utilizzo ottimale delle stesse. Al fine di fornire un supporto informativo al processo decisionale in tema di investimenti pubblici, l Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici del Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento per le Politiche di sviluppo (UVER) ha sviluppato un apposito sistema di previsione della spesa pubblica per interventi di carattere infrastrutturale. Il decisore pubblico dispone, dunque, di uno strumento che consente di stimare l articolazione dei volumi di spesa annuale per il singolo intervento e di effettuare analisi a diversi livelli di aggregazione territoriale e settoriale. Una prima applicazione del sistema di previsione, illustrata dettagliatamente nel presente lavoro, riguarda gli interventi inseriti negli Accordi di Programma Quadro (APQ), il principale strumento attuativo della programmazione delle risorse aggiuntive nazionali per la politica di sviluppo regionale. Le singole Amministrazioni responsabili degli interventi previsti dagli APQ sono tenute all aggiornamento di una banca dati di monitoraggio, utilizzata per alimentare il sistema di previsione elaborato dall UVER. L analisi delle previsioni ottenute segnala alcuni elementi particolarmente rilevanti. Si evidenzia, ad esempio, un significativo slittamento temporale della spesa rispetto a quanto indicato nei piani di spesa dei singoli interventi contenuti nel sistema di monitoraggio degli APQ. Ciò indica la presenza di una sistematica sottostima della durata dei progetti, da parte delle Amministrazioni coinvolte. The forecasting system of the expenditure on public investments: the case of the projects in the Framework Programme Agreements (APQ) Abstract The development of a tool to forecast yearly expenditure on public investments in a systematic manner was prompted by the need for an ever more efficient allocation of the available resources and their optimal utilisation. In order to provide informational support to the public investment decision-making process, the Unit for Verification of Public Investments of the Ministry for the Economy and Finance Department for Development Policies (UVER) has developed a forecasting system for public infrastructure projects. Thus, policy-makers have access to a tool that yields a forecast of the distribution of the annual expenditure for each project, making it possible to conduct analyses at different territorial and sectorial aggregations. An initial application of the forecasting system, illustrated in detail in this paper, involves the projects included in the sectoral Framework Programme Agreements, commonly referred to as APQs (Accordi di Programma Quadro in italian), which constitute the main instrument for planning national additional resources dedicated to regional development policy. Each Administration in charge of APQ projects is responsible for the regular updating of the APQ monitoring database, which is used to feed the forecasting system developed by UVER. An analysis of the forecasts highlights a number of issues meriting special attention. For example, the results show a major time shift in expenditure with respect to the plans reported for each project in the APQ monitoring database. This indicates that the administrations systematically underestimate the duration of the projects development cycles.4 Autori: Carlo Amati, Francisco Barbaro, Fabio De Angelis, M. Alessandra Guerrizio, Francesca Spagnolo, Unità di verifica degli investimenti pubblici (UVER), DPS, MEF. Il documento costituisce il resoconto di un lavoro in divenire, caratterizzato da miglioramenti continui suggeriti da analisi sempre più approfondite, finalizzate al perfezionamento del sistema di previsione. Il lavoro è stato in parte sviluppato nell ambito del Programma di diffusione delle conoscenze, un iniziativa del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo finalizzata a dare supporto e accrescere l efficacia degli investimenti pubblici realizzati con il Fondo per le Aree Sottoutilizzate mediante iniziative di innovazione, modernizzazione e assistenza tecnica delle reti delle Pubbliche Amministrazioni. Si ringraziano Carla Carlucci e Pietro Cova per il confronto quotidiano sui temi trattati nel presente lavoro, Antonio Caponetto e Aldo Mancurti, che si sono avvicendati alla guida dell UVER, per il costante supporto offerto. Si ringrazia, inoltre, il Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese per il contributo offerto nella comprensione dei dati e la disponibilità al confronto sull interpretazione dei risultati. Un ringraziamento particolare va al Prof. Renato Coppi, per i numerosi suggerimenti che hanno contribuito al miglioramento della metodologia applicata. Infine, un ringraziamento a Simona De Luca per il prezioso supporto nella stesura definitiva del documento e a Laura Raimondo per aver consentito di ospitare il lavoro nella collana Materiali UVAL da Lei diretta.5 Indice I. Il sistema in sintesi 7 I.1 Le ipotesi e gli obiettivi 7 I.2 L universo degli investimenti pubblici 8 I.3 Il percorso realizzativo degli interventi 11 I.4 L applicazione alla banca dati APQ 13 I.4.1 L universo degli APQ 13 I.4.2 Il sistema di monitoraggio degli interventi APQ 15 I.4.3 I dati del sistema di monitoraggio 16 II. La struttura del sistema di previsione 20 II.1 La metodologia generale 20 II.2 Il modello di probabilità di ritardo nell avvio dei lavori 23 II.2.1 La teoria 23 II.2.2 Applicazione del modello agli interventi APQ 24 II.2.3 I risultati 25 II.3 Il modello di durata del ritardo di avvio 30 II.3.1 La teoria 30 II.3.2 Applicazione del modello agli interventi APQ 32 II.3.3 I risultati 34 II.4 Il modello di spesa 38 II.4.1 La teoria 38 II.4.2 Il procedimento di trimestralizzazione 39 II.4.3 Applicazione del modello agli interventi APQ 40 II.4.4 I risultati 41 III. Le previsioni di spesa 45 III.1 La combinazione dei modelli 45 III.2 Le curve di spesa 46 III.3 Gli utilizzi delle previsioni 47 III.3.1 L indice di scostamento 48 III.3.2 Altri utilizzi 50 IV. Conclusioni e sviluppi futuri 50 Bibliografia 536 7 I. Il sistema in sintesi I.1 Le ipotesi e gli obiettivi La costruzione di uno strumento che consenta di anticipare in modo sistematico l andamento della spesa annua per investimenti pubblici nasce dall esigenza di una sempre più efficace allocazione delle risorse disponibili e di un utilizzo ottimale delle stesse. Al fine di fornire un adeguato supporto informativo al processo decisionale in tema di investimenti pubblici, l Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici (UVER) del Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento per le Politiche di sviluppo (DPS) ha sviluppato un apposito sistema di previsione della spesa per interventi di carattere infrastrutturale. Il decisore pubblico dispone, dunque, di uno strumento che consente di stimare l articolazione dei volumi di spesa annuale per il singolo intervento e di effettuare analisi a diversi livelli di aggregazione territoriale e settoriale. La necessità di determinare in anticipo il comportamento di spesa dei singoli interventi, accentuata dalla sistematica sottostima dei costi e dei tempi di realizzazione osservata sui dati presenti in diversi sistemi di monitoraggio, ha portato nel tempo alla trasformazione di un semplice prototipo di modello di previsione della spesa, in un vero e proprio sistema di modelli, grazie a un costante arricchimento in termini di fonti e strumenti. Un sistema così articolato, che ad oggi viene applicato agli interventi inseriti negli Accordi di Programma Quadro (APQ), consente di cogliere in maniera più puntuale la complessità del percorso realizzativo di ciascun intervento e garantisce risultati sempre più precisi ed affidabili in termini statistici. I modi e i tempi di realizzazione di un intervento dipendono sia dallo svolgimento delle fasi tecnico-procedurali che precedono l avvio vero e proprio dei lavori che dall andamento dei lavori e dalla conseguente progressione della spesa. Questa è l ipotesi alla base del sistema di previsione della spesa degli investimenti pubblici, che si pone, dunque, un duplice obiettivo: 1. prevedere il momento temporale di avvio dei lavori per gli interventi, mentre sono ancora nelle rispettive fasi tecnico-procedurali; 2. anticipare il comportamento di spesa di tutti gli interventi, avviati e non. 78 Sulla base delle informazioni disponibili per gli interventi con una storia alle spalle, sui tempi impiegati e sulla spesa già realizzata, il sistema permette anzitutto di individuare gli interventi non avviati che hanno le maggiori probabilità di subire un ritardo nelle fasi iniziali, quindi di determinarne una possibile data di avvio dei lavori e infine di calcolare la previsione di spesa a partire dall inizio dei lavori o, per gli interventi avviati, dall avanzamento più recente. I.2 L universo degli investimenti pubblici L ambito operativo dell UVER si estende all intero universo degli investimenti pubblici, costituito dai programmi di investimento delle diverse Amministrazioni coinvolte. I programmi di investimento, generalmente legati a una particolare tipologia di risorse finanziarie, possono essere parzialmente sovrapposti in termini di interventi; in altre parole, lo stesso intervento può essere finanziato con risorse provenienti da programmi diversi. In questo senso, nel panorama degli investimenti pubblici, le informazioni sugli interventi risiedono in un insieme di banche dati gestite da diversi soggetti, ciascuna delle quali è caratterizzata da proprie finalità e specificità. Tuttavia, una visione unitaria della spesa della Pubblica Amministrazione viene fornita dai dati dei Conti Pubblici Territoriali (CPT) 1, un progetto finalizzato alla misurazione dei flussi finanziari di risorse pubbliche a livello regionale sul territorio. Attraverso i CPT è possibile avere informazioni circa il complesso delle entrate e delle spese (correnti e in conto capitale) delle Amministrazioni Pubbliche nei singoli territori regionali. Il dato CPT più recente, allo stato attuale, è relativo al 2003, mentre per il 2004 è disponibile la stima costruita statisticamente mediante lo strumento dell Indicatore anticipatore 2. La spesa in conto capitale della Pubblica Amministrazione destinata a investimenti (infrastrutture materiali e immateriali) rappresenta l universo di riferimento del presente lavoro. I dati CPT presentano diverse chiavi di accesso ma non consentono di identificare i singoli progetti di investimento pubblico a cui si riferiscono i flussi finanziari. I dati sui singoli progetti, invece, sono raccolti da altre banche dati, nessuna delle quali garantisce, però, una copertura completa dell universo. Nella Figura I.1 viene riportato uno schema 1 Per approfondimenti è possibile consultare 2 cfr. F. Barbaro et al. (2004). 89 in cui si confrontano i dati di spesa CPT con quelli relativi agli interventi ricompresi nelle principali banche dati sugli investimenti pubblici. Figura I.1 Le principali banche dati sui progetti di investimento pubblico SISTEMI DI MONITORAGGIO GESTITI DAL MEF APQ PROGETTI VALORE COMPLESSIVO M SPESA ANNUALE MEDIA PER IL PERIODO M SPESA PER INVESTIMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MONIT COMPLETAMENTI PROGETTI VALORE COMPLESSIVO M SPESA ANNUALE MEDIA PER IL PERIODO M PROGETTI VALORE COMPLESSIVO M SPESA ANNUALE MEDIA PER IL PERIODO M CPT-IA SPESA ANNUALE MEDIA PER IL PERIODO M ALTRI SISTEMI DI MONITORAGGIO AUTORITÀ VIGILANZA LAVORI PUBBLICI PROGETTI VALORE COMPLESSIVO M SPESA ANNUALE MEDIA PER IL PERIODO M BANDI DI GARA ALTRE BANCHE DATI PROGETTI VALORE COMPLESSIVO M SPESA ANNUALE MEDIA PER IL PERIODO M Fonte: Elaborazione UVER Le banche dati relative ai sistemi di monitoraggio gestiti dal MEF si riferiscono ai rispettivi programmi di investimento: APQ è la banca dati gestita dal Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese (SPSTI) del DPS, relativa agli interventi inseriti negli Accordi di Programma Quadro 3, Monit è la banca dati relativa agli interventi finanziati con risorse comunitarie per il periodo di programmazione , Completamenti è la banca dati relativa agli interventi del programma finanziato nel 1999 dal CIPE per il completamento di opere infrastrutturali rimaste incompiute 5. Sono disponibili, inoltre, la banca dati dell Osservatorio sui Lavori Pubblici, costituito presso l Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (AVLP) e una banca dati sui bandi di gara fornita da un soggetto privato. L universo della banca dati AVLP è composto da 3 Per approfondimenti è possibile consultare 4 Per approfondimenti è possibile consultare 5 Per approfondimenti è possibile consultare 910 tutti gli appalti di lavori pubblici (rimangono esclusi gli appalti di beni e servizi), per cui la suddetta Autorità richiede alle Amministrazioni una serie di informazioni, come previsto dalla normativa sui lavori pubblici. La banca dati dei bandi di gara, invece, contiene informazioni sulle gare di appalto bandite da soggetti pubblici in Italia per infrastrutture materiali e immateriali. Per ciascuna banca dati vengono indicati, oltre al numero di progetti contenuti, anche il corrispondente valore complessivo, cioè l ammontare delle risorse necessarie per la realizzazione dei progetti stessi e il dato di spesa annuale media, cioè l ammontare medio delle risorse spese nel periodo specificato. A questo punto occorre effettuare una precisazione sul significato della spesa nelle diverse banche dati. Nel caso di CPT e Monit si tratta di pagamenti effettivi dell Amministrazione verso terzi, mentre negli altri casi si tratta del valore economico delle attività realizzate: in APQ sono le Amministrazioni stesse a fornire i dati sulla spesa realizzata, mentre negli altri casi le stime sono effettuate dall UVER. Infatti, le banche dati relative ai sistemi di monitoraggio gestiti dal MEF registrano, tra l altro, i flussi di spesa dei singoli progetti e forniscono una misura diretta della spesa annuale sostenuta: si osservi che, proprio per la specificità dei diversi insiemi di riferimento, che pure presentano alcune aree di sovrapposizione, essi arrivano a coprire al massimo il 20 per cento della spesa complessiva registrata dai CPT. Anche la banca dati AVLP registra l avanzamento dei progetti, ma limitatamente alla spesa per i soli lavori; in questo caso, dunque, è stato necessario effettuare la stima di un dato di spesa confrontabile con quelli delle banche dati di monitoraggio e con i dati CPT che, nella Figura I.1, viene rappresentato come intervallo di valori maggiormente possibili. Si vede che la banca dati AVLP copre circa il per cento della spesa complessiva, sia perché non contiene appalti di beni e servizi sia perché è ragionevole ipotizzare che la copertura degli appalti di lavori non sia del tutto completa. La banca dati dei bandi di gara, invece, non segue la realizzazione dei progetti e il relativo avanzamento nel tempo ma ne registra esclusivamente le principali informazioni disponibili al momento dell affidamento. Di conseguenza, non vengono registrati flussi di nessun tipo e la spesa deve essere stimata, in un intervallo di valori maggiormente possibili. Secondo le nostre stime preliminari, questa banca dati arriverebbe a una copertura addirittura superiore rispetto alla spesa in conto capitale, in quanto 1011 comprende anche spese che non rientrano fra gli investimenti, scorporabili solo in un secondo momento con analisi più approfondite. Le banche dati della Figura I.1 non sono disgiunte: la banca dati AVLP e quella dei bandi di gara si rivolgono a insiemi di riferimento più vasti e comprendono in genere i diversi programmi di investimento; inoltre, come accennato precedentemente, esistono regioni di sovrapposizione anche fra le banche dati degli specifici programmi di investimento, poiché uno stesso progetto può essere finanziato da più programmi (basti pensare ai progetti inseriti negli APQ e finanziati anche con fondi comunitari: essi saranno presenti anche in Monit). Fra le banche dati di monitoraggio, quella che attualmente si adatta meglio all alimentazione di un sistema di previsione è quella degli APQ: essa riveste una particolare importanza per il DPS, in quanto gli APQ costituiscono attualmente il più importante strumento di programmazione delle risorse aggiuntive nazionali per la politica di sviluppo regionale. Tra l altro, negli ultimi tempi la banca dati APQ è andata incontro a notevoli miglioramenti in termini di disponibilità, affidabilità e tempestività delle informazioni. Ciò, da un lato, grazie all introduzione di nuove regole a partire dal 2002, che attraverso i nuovi meccanismi premiali hanno incentivato l invio dei dati da parte delle Amministrazioni, dall altro grazie al rafforzamento dell intero processo di validazione dei dati stessi. L applicazione del sistema di previsione presentata in questo lavoro è stata pertanto eseguita sulla banca dati APQ. I.3 Il percorso realizzativo degli interventi L impostazione del sistema di previsione parte dall osservazione che ciascun intervento evolve lungo un generico percorso (Figura I.2) articolato in una serie di fasi caratteristiche: la progettazione, l affidamento, la realizzazione e la messa in opera. Tale percorso rappresenta al meglio investimenti di carattere infrastrutturale, ma può ritenersi sufficientemente adeguato anche per investimenti di altra natura (appalti di beni e servizi), che nel caso degli APQ sono una minoranza. La fase di progettazione, in cui il progetto viene pianificato e definito, si esplica attraverso la predisposizione di una serie sempre più dettagliata di documenti. Poiché in 1112 questa fase devono essere ottenute tutte le autorizzazioni necessarie, i tempi possono allungarsi sensibilmente. Al termine della progettazione, o quando essa è giunta ad un livello sufficientemente avanzato, il progetto entra nella fase di affidamento, che prevede la selezione dell impresa che svolgerà i lavori, eventualmente dopo aver completato la progettazione. Quindi vengono avviati i lavori: in questa fase viene spesa la parte più consistente delle risorse a disposizione per il progetto. Una volta ultimati i lavori, vengono effettuati i collaudi e gli ulteriori adempimenti necessari affinché il progetto entri definitivamente in piena operatività. Il percorso complessivo può essere quindi sintetizzato e suddiviso in due macro-fasi principali: - la prima va dalla progettazione alla consegna dei lavori. In questa fase l avanzamento realizzativo è molto limitato e l impatto sul territorio è sostanzialmente progettuale (in senso tecnico, economico, sociale ecc.): la dimensione prevalente è quella temporale; - la seconda comprende l esecuzione dei lavori, fino alla messa in opera dell intervento. In questa fase si riscontra il vero e proprio avanzamento realizzativo dell intervento, con modalità influenzate sia dal contesto territoriale che dal rapporto (spesso fortemente dialettico) tra committenza, imprese e soggetti interessati. Figura I.2 Ipotetico percorso realizzativo di un generico intervento 100% Avanzamento realizzativo Consegna lavori Tempo Progettazione - Affidamento lavori Esecuzione lavori - Entrata in esercizio Fonte: UVER 1213 Coerentemente con la bipartizione del percorso realizzativo appena illustrata, il sistema di previsione della spesa è la combinazione di più modelli statistici con i seguenti obiettivi: - la previsione della data di avvio dei lavori per gli interventi non avviati, sulla base dei tempi registrati per gli interventi avviati; - la previsione della traiettoria di spesa completa per gli interventi non avviati e residua per quelli avviati, sulla base della traiettoria di spesa registrata per gli interventi avviati. I.4 L applicazione alla banca dati APQ Poiché le elaborazioni e i risultati presentati in questo documento si riferiscono agli interventi compresi nella banca dati degli APQ, prima di passare alla descrizione del sistema di previsione, viene descritto il contenuto della banca dati utilizzata per l alimentazione del sistema. Tuttavia, per la struttura e l impostazione dei modelli che lo compongono, il sistema è applicabile a un generico insieme di interventi, per i quali sia disponibile un adeguato set di informazioni. I.4.1 L universo degli APQ Le Intese Istituzionali di Programma costituiscono lo strumento di programmazione delle risorse aggiuntive nazionali per la politica di sviluppo regionale e hanno la funzione di coordinare l attività del Governo Centrale e delle Amministrazioni locali (Regioni o Province Autonome) per l individuazione degli obiettivi, dei settori e delle aree in cui effettuare interventi infrastrutturali di sviluppo locale. Esse sono state stipulate con tutte le Regioni e Province Autonome fra il 1999 e il Gli APQ rappresentano lo strumento attuativo delle Intese: per ogni settore infrastrutturale (dal ciclo integrato delle acque ai trasporti, dai beni culturali alla difesa del suolo ecc., con differenze fra le varie regioni) è prevista la stipula di un APQ, nel quale vengono definiti in dettaglio gli interventi e i relativi finanziamenti, attivando nel contempo le procedure di monitoraggio. 1314 Le Intese vengono finanziate annualmente con risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) 6 assegnate dal CIPE; nel corso degli anni, possono essere stipulati anche più APQ per lo stesso settore (quelli che seguono il primo vengono denominati atti integrativi ), nei quali vengono programmate le nuove risorse stanziate. Tuttavia, le risorse FAS costituiscono solo il 25 per cento del valore complessivo di tutti gli interventi in APQ, che vengono finanziati per oltre il 50 per cento con risorse ordinarie (statali e regionali) e per il resto con risorse comunitarie e private 7. Come accennato nel paragrafo I.2, alla sovrapposizione di strumenti finanziari corrisponde anche una sovrapposizione delle rispettive banche dati: gli interventi finanziati con risorse comunitarie saranno in genere presenti anche nella banca dati Monit. Nell insieme, al la banca dati utilizzata contiene 422 APQ, corrispondenti a interventi per un valore complessivo di milioni di euro. La numerosità degli APQ è lievemente diversa da quella riportata nel Rapporto Annuale 2005 del DPS, poiché alcuni APQ sono considerati unitari a livello di programmazione, mentre, ai fini del monitoraggio, risultano suddivisi in più articolazioni. In sostanza, tuttavia, l insieme coincide con i dati riportati nel Rapporto DPS 8, anche se la nostra attenzione è rivolta prevalentemente all ultimo aggiornamento dei dati, a differenza del Rapporto, dove hanno maggiore rilevanza i dati di programmazione. Nella Figura I.3 viene riportato il numero e il valore degli APQ presenti nella banca dati per anno di stipula. Il numero degli APQ è cresciuto costantemente, mentre l ammontare delle corrispondenti risorse, dal 2002 in poi, è rimasto fra 7 e 9 miliardi di euro. Nello stesso periodo, la dimensione media dei progetti oscilla fra 2 e 4 milioni di euro; la percentuale di quelli più piccoli, di dimensione inferiore ad 1 milione di euro è superiore al 50 per cento, anche se tale percentuale è in diminuzione. 6 Per approfondimenti è possibile consultare 7 cfr. Dipartimento per le Politiche di Sviluppo (2005). 8 A meno di 4 APQ, dal valore di circa milioni di euro, che escludiamo in quanto non monitorati da oltre 3 anni. 1415 Figura I.3 Numero e valore degli APQ presenti nella banca dati per anno di stipula Valore attuale APQ Numero APQ Meuro Meuro Meuro Meuro Meuro Meuro Meuro Meuro 0 Meuro Fonte: Elaborazione UVER su dati APQ (monitoraggio al e stipule entro il ) I.4.2 Il sistema di monitoraggio degli interventi APQ Attraverso il sistema di monitoraggio, che permette una costante verifica dello stato di avanzamento e l individuazione di eventuali criticità del processo di realizzazione di un intervento, vengono raccolte informazioni sulle caratteristiche strutturali degli interventi, sui cronoprogrammi e sui piani finanziari e economici. In particolare, il piano economico di un intervento contiene le informazioni sul costo complessivo previsto (costo dichiarato) e sul costo delle opere e delle attività progettuali già realizzate fino alla data di monitoraggio (costo realizzato). I dati relativi al costo dichiarato e a quello realizzato sono articolati su base annuale per tutto il periodo previsto per il completamento dell intervento. Ad ogni scadenza di monitoraggio le Amministrazioni aggiornano i piani economici con i dati effettivi di costo realizzato fino a quella data, ed eventualmente modificano le proprie previsioni per gli anni successivi. Tale revisione assume, in alcuni casi, dimensioni talmente rilevanti da costituire uno dei principali motivi per cui è stato sviluppato il sistema di previsione UVER. Nel sistema di monitoraggio APQ, i valori dei costi non indicano l avanzamento contabile delle spese per la realizzazione del progetto ma corrispondono al valore delle attività effettuate, a prescindere dall effettivo pagamento. Essi si desumono dalla 1516 contabilità analitica del cantiere e da ulteriori spese sostenute dalla stazione appaltante e comprendono anche le spese per eventuali attività progettuali 9. La definizione di costo adottata nel sistema di monitoraggio degli APQ corrisponde esattamente al concetto di avanzamento realizzativo rappresentato nella Figura I.2, pertanto nei modelli statistici per la descrizione e la previsione del percorso realizzativo degli interventi la variabile dipendente sarà costruita mediante il costo realizzato. I.4.3 I dati del sistema di monitoraggio Il sistema di monitoraggio contiene sia i dati degli APQ al momento della stipula, sia i relativi aggiornamenti semestrali, effettuati al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno 10. Mentre i dati di monitoraggio vengono aggiornati con cadenza semestrale e sono disponibili circa tre mesi dopo la data della scadenza, le informazioni relative ai nuovi APQ stipulati vengono inserite nel sistema prima della stipula. Ai fini del presente lavoro sono state utilizzate tutte le informazioni presenti nella banca dati al : si tratta, quindi, per quanto sopra specificato, del monitoraggio al e di tutti gli APQ stipulati nel I dati di monitoraggio al sono disponibili nel 93 per cento degli APQ, pari al 91 per cento delle risorse. Per comprendere appieno l effettiva evoluzione del sistema di monitoraggio e cogliere l incremento verificato nella tempestività dei dati, basti pensare che un anno fa i dati disponibili all ultimo monitoraggio erano pari al 47 per cento delle risorse. Secondo l aggiornamento considerato, la spesa realizzata ammonta a milioni di euro che, rispetto ad un totale di milioni di euro (cfr. paragrafo I.4.1), è pari al 22 per cento del valore complessivo degli interventi. La spesa ha un trend crescente e, nel periodo , è cresciuta da poco meno di 900 milioni di euro a oltre 3.500, facendo registrare un dato medio di spesa annuale pari a milioni di euro (cfr. Figura I.1). Inoltre, è importante precisare che ciascun monitoraggio fornisce l intera serie annuale della spesa e riporta, quindi, anche tutti i valori degli anni precedenti. Pertanto, alla 9 cfr. Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese (2003). 10 Il monitoraggio di un APQ inizia alla prima scadenza che cade dopo sei mesi dalla data di stipula. 1617 disponibilità di aggiornamento massimo corrisponde automaticamente la completezza della serie dei dati di spesa realizzata. Le caratteristiche strutturali e di contesto dei singoli interventi che vengono utilizzate come variabili esplicative nei diversi modelli sono: - Costo: indica l importo complessivo necessario per l attuazione dell intervento; nel complesso degli interventi i costi variano su diversi ordini di grandezza, da poche migliaia di euro ad oltre 3 miliardi di euro; - Area geografica (Nord, Centro, Sud-Ovest, Sud-Est, Isole): indica la ripartizione geografica di localizzazione dell intervento; - Tipo di intervento (Nuova realizzazione, Recupero-restauro, Altro tipo di realizzazione, Servizi): indica la tipologia delle opere o dei lavori da realizzare; - Durata lavori prevista (Fino a 1 anno, da 1 a 2 anni, da 2 a 3 anni, oltre 3 anni): indica il numero di anni previsti alla stipula per l esecuzione dei lavori; - Delibera CIPE (No FAS, Delibere precedenti, 36/02-17/03-20/04-35/05): indica se l intervento è finanziato o meno con risorse del FAS e, quindi, a quale classe di regole è sottoposto: a partire dalla delibera 36/02 sono state introdotte nuove regole finalizzate all accelerazione della spesa; - Tipologia di soggetto proponente (Amministrazioni regionali, Altri enti e Amministrazioni territoriali, Concessionari e imprese di gestione reti e infrastrutture, Ministeri, Altra categoria): indica la tipologia del soggetto, solitamente una Pubblica Amministrazione (PA), che propone l intervento da inserire in APQ; - Tipologia di soggetto attuatore (Amministrazioni regionali, Altri enti e Amministrazioni territoriali, Concessionari e imprese di gestione reti e infrastrutture, Ministeri, Altra categoria): indica il soggetto responsabile della realizzazione dell intervento, generalmente la stazione appaltante; - Progettazione alla stipula (Non indicata, Nessuna progettazione, Studio di fattibilità, Preliminare, Definitiva, Esecutiva): indica il livello di studio o progettazione completata e approvata prima della stipula dell APQ; - Settore (Altri trasporti, Ambiente, Assistenza e beneficienza, Ciclo integrato dell acqua, Cultura e servizi ricreativi, Edilizia, Energia, Formazione-istruzione- 1718 R&S, Industria e servizi, Rifiuti, Sanità, Telecomunicazioni, Turismo, Viabilità, Varie): indica il settore infrastrutturale in cui ricade l intervento, secondo un opportuna aggregazione della classificazione utilizzata in ambito CPT (cfr. paragrafo I.2). Nella Figura I.4 viene riportata la percentuale del numero di interventi per classe di costo. La classe di costo viene utilizzata solo nel modello di spesa, mentre per gli altri modelli si utilizza il logaritmo della variabile Costo 11. Figura I.4 Distribuzione del numero di interventi per classe di costo 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fino a 0,1 Meuro da 0,1 a 1 Meuro da 1 a 10 Meuro Oltre 10 Meuro Fonte: Elaborazione UVER su dati APQ (monitoraggio al e stipule entro il ) Vale la pena di evidenziare che, malgrado il numero di interventi con importi superiori a 10 milioni di euro sia limitato e pari a circa il 7 per cento, essi assorbono oltre il 75 per cento delle risorse complessive. Nella Tabella I.1 viene riportata la distribuzione degli interventi secondo le modalità delle diverse variabili di interesse. 11 Poiché la distribuzione dei costi ha una deviazione standard molto maggiore del valor medio, è appropriato utilizzare il logaritmo del costo. 1819 Tabella I.1 Modalità delle caratteristiche strutturali e di contesto degli interventi Variabile Modalità % interventi % valore Area geografica Nord 20,2 18,6 Centro 23,7 26,7 Sud-Ovest 17,6 15,0 Sud-Est 21,4 11,8 Isole 17,1 27,8 Tipo di intervento Altro 17,7 11,4 Nuova realizzazione 46,5 74,7 Recupero-restauro 30,0 12,6 Servizi 5,8 1,3 Durata lavori prevista Fino a 1 anno 51,5 8,3 Da 1 a 2 anni 32,9 22,4 Da 2 a 3 anni 11,5 22,4 Oltre 3 anni 4,1 46,9 Delibera CIPE No FAS 46,9 71,9 Delibere precedenti 22,3 13,0 36/02-17/03-20/04-35/05 30,8 15,2 Tipologia soggetto proponente Amministrazioni regionali 68,1 42,5 Altri enti e amm. territoriali 13,6 5,3 Conc. e impr. gest. reti /infr. 2,6 20,3 Ministeri 8,4 15,7 Altra categoria 7,3 16,2 Tipologia soggetto attuatore Amministrazioni regionali 10,6 11,1 Altri enti e amm. territoriali 53,3 14,1 Conc. e impr. gest. reti /infr. 9,6 32,8 Ministeri 8,2 5,4 Altra categoria 18,3 36,5 Progettazione alla stipula Non indicata 0,6 0,3 Nessuna 30,2 24,4 Studio di fattibilità 8,0 10,7 Preliminare 29,1 28,0 Definitiva 14,2 18,8 Esecutiva 17,9 17,8 Settore Altri trasporti 5,4 30,0 Ambiente 16,7 3,3 Assistenza e beneficienza 2,1 0,4 Ciclo integrato dell acqua 22,2 10,6 Cultura e servizi ricreativi 18,9 4,6 Edilizia 1,6 0,5 Energia 3,2 1,5 Formazione-istruzione-R&S 3,4 1,3 Industria e servizi 3,5 6,3 Rifiuti 0,6 0,7 Sanità 1,0 2,5 Telecomunicazioni 3,7 2,1 Turismo 0,8 0,9 Viabilità 13,9 32,4 Varie 3,2 2,9 Fonte: Elaborazione UVER su dati APQ (monitoraggio al e stipule entro il ) 1920 La disponibilità delle caratteristiche dei singoli interventi consente analisi su diverse dimensioni, con una varietà di aggregazioni non limitate a quelle utilizzate per la stima dei modelli, con dettagli maggiori o minori. Ad esempio, malgrado per i modelli venga utilizzata una variabile di localizzazione con 5 modalità, le analisi possono essere effettuate utilizzando aggregazioni territoriali tanto a livello di macro-area (Mezzogiorno e Centro-Nord) quanto a livello regionale, provinciale e comunale. Tale potenzialità di analisi, ovviamente, può essere estesa anche ai risultati del sistema di previsione (cfr. paragrafo III.3.1). II. II.1 La struttura del sistema di previsione La metodologia generale Il sistema di previsione si compone di tre modelli statistici, tra loro concatenati: - un modello di regressione logistica per la previsione del ritardo nell avvio dei lavori; - un modello di durata per la previsione della durata del ritardo; - un modello di regressione lineare per la previsione del profilo di spesa di tutti gli interventi a partire dalla data di avvio dei lavori. La combinazione dei primi due modelli permette di stimare la data di avvio per gli interventi non ancora avviati. I modelli statistici che compongono il sistema di previsione sono caratterizzati da un insieme di parametri, stimati utilizzando la storia degli interventi realizzati fino all ultimo aggiornamento disponibile. E importante sottolineare, dunque, che si tratta di stime costruite puramente su dati effettivi, che non dipendono dalle previsioni delle Amministrazioni ma si basano esclusivamente sulla realtà riscontrata nel corso dell attuazione degli interventi. La modularità della struttura del sistema di previsione si applica anche ai fini dell individuazione dell insieme di interventi per cui calcolare le previsioni. Infatti, per la stima dei parametri vengono utilizzati esclusivamente APQ con dati di monitoraggio. Per le previsioni, invece, i parametri vengono applicati a tutti gli APQ dell insieme considerato. Tale soluzione consente di aggiornare i parametri solo in occasione dei due monitoraggi annuali, mentre le previsioni possono essere integrate con quelle sui nuovi 20 Vedere altro
Cap. II L attuazione delle politiche di sviluppo in Abruzzo del periodo 2000-2006: inquadramento programmatiche e dati finanziari. Premessa Per politiche di sviluppo intendiamo sia azioni di promozione Dettagli ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO E FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE (FAS) NELLA REGIONE BASILICATA
Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento per le Politiche di Sviluppo Regione Basilicata ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO E FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE (FAS) NELLA REGIONE BASILICATA Ing. Dettagli Fondo Aree Sottoutilizzate
Allegato 1 Fondo Aree Sottoutilizzate Direzione Programmazione e Statistica Settore Valutazione Progetti e Atti di Programmazione Negoziata 1 Allegato 1 1.1 Stato di attuazione dell Intesa 1.2 La programmazione Dettagli Valutazione Ambientale Strategica del Programma Operativo Regionale 2007-2013
UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA Valutazione Ambientale Strategica del Programma Operativo Regionale 2007-2013 (Fondo FESR) MISURE PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE DEL POR (ai sensi degli Dettagli I tempi di attuazione delle opere pubbliche
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI UVER UNITA DI VERIFICA I tempi di attuazione delle opere pubbliche Giugno 2011 Dettagli PROGRAMMAZIONE FONDI STRUTTURALI 2000-2006 I L C I P E
NOTA METODOLOGICA LA REVISIONE DELLA SERIE STORICA DELLE SPESE NEI CONTI PUBBLICI TERRITORIALI (CPT) La Banca dati Conti Pubblici Territoriali (Ministero dell Economia e delle Finanze DPS) ricostruisce Dettagli SISTEMA DI INFORMAZIONE SUL CONSOLIDAMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA PREMIALITÀ
SISTEMA DI INFORMAZIONE SUL CONSOLIDAMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA PREMIALITÀ PAR.6.6.1 QCS 2000/06 TAVOLA DI MONITORAGGIO AMMINISTRAZIONI CENTRALI Legenda a fondo pagina PON TRASPORTI -Ministero delle Infrastrutture Dettagli REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE (Deliberazione Giunta Comunale n._364/05 ) TITOLO I RIFERIMENTI NORMATIVI E OGGETTO DEL REGOLAMENTO
REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE (Deliberazione Giunta Comunale n._364/05 ) TITOLO I RIFERIMENTI NORMATIVI E OGGETTO DEL REGOLAMENTO Articolo 1 Riferimenti normativi e oggetto Il presente regolamento Dettagli Il Settore Pubblico Allargato secondo la metodologia dei Conti Pubblici Territoriali 1996-2007
Trento ottobre 2009 a cura di Manuela Cumerlotti e Nicoletta Funaro Il Settore Pubblico Allargato secondo la metodologia dei Conti Pubblici Territoriali 1996-2007 Premessa La Provincia Autonoma di Trento(*) Dettagli Intervento del Signor Ragioniere Generale dello Stato dott. Mario Canzio
Intervento del Signor Ragioniere Generale dello Stato dott. Mario Canzio Convegno su Processi di decentramento e rilancio dello sviluppo. Investimenti pubblici, infrastrutture e competitività Banca Intesa Dettagli NOTA METODOLOGICA FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE (FAS) (TAVOLA IV.8 DEL RAPPORTO)
NOTA METODOLOGICA FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE (FAS) (TAVOLA IV.8 DEL RAPPORTO) Il Fondo Aree Sottoutilizzate, istituito con la legge finanziaria per il 2003 (n. 289/2002, artt. 61 e 62) come fondo Dettagli Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica. Monitoraggio degli investimenti pubblici: il Sistema MIP-CUP
Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica Monitoraggio degli investimenti pubblici: il Sistema MIP-CUP Gennaio 2011 M I P C U P G17H03000130011 Sistema Monitoraggio Dettagli La tabella è finalizzata alla rilevazione di un set minimo di informazioni anagrafiche che consentono di definire alcune caratteristiche dell opera,
2 DATI DA DETENERE E TRASMETTERE ALLA BANCA DATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 2.1 ANAGRAFICA DEI PROGETTI L inserimento dei dati anagrafici, finalizzato ad identificare le singole opere pubbliche, rappresenta Dettagli 5.2. L ESPERIENZA DELL OSSERVATORIO REGIONALE SUI LAVORI PUBBLICI
71 5. ITER PROCEDURALE, TEMPI E COSTI DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI: CONFRONTO TRA LE RISULTANZE DELL OSSERVATORIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI E DEL MONITORAGGIO DEGLI APQ 5.1 INTRODUZIONE Nei capitoli Dettagli Rapporto Annuale 2008
DPS - Rapporto Annuale 2008 - Appendice Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica Rapporto Annuale 2008 del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica Dettagli I TRASFERIMENTI REGIONALI ALLE PROVINCE PIEMONTESI L ANALISI DEI DATI DELL ANNO 2009 IN RAPPORTO A QUELLI DEGLI ANNI PRECEDENTI
I TRASFERIMENTI REGIONALI ALLE PROVINCE PIEMONTESI L ANALISI DEI DATI DELL ANNO 2009 IN RAPPORTO A QUELLI DEGLI ANNI PRECEDENTI Dall anno 2003 l Unione Province Piemontesi raccoglie, con la collaborazione Dettagli CONSIDERAZIONI SULLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA STRADALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI CENTRI DI MONITORAGGIO PROVINCIALI E COMUNALI
CONSIDERAZIONI SULLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA STRADALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI CENTRI DI MONITORAGGIO PROVINCIALI E COMUNALI La procedura che questo Dipartimento ha intrapreso per la Dettagli Riunione del Comitato di gestione Monitoraggio APQ - 18/12/03
Riunione del Comitato di gestione Monitoraggio APQ - 18/12/03 Roma, 18 dicembre 2003 Agenda dell'incontro Approvazione del regolamento interno Stato di avanzamento del "Progetto Monitoraggio" Prossimi Dettagli PIANO STRAORDINARIO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E MESSA IN SICUREZZA
PIANO STRAORDINARIO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E MESSA IN SICUREZZA Interventi in materia di edilizia scolastica a seguito degli eventi sismici verificatisi in Abruzzo nel mese di aprile 2009 SCHEDA N. Dettagli RACCORDO TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE REGISTRATE NEI CONTI PUBBLICI TERRITORIALI E NEI CONTI NAZIONALI ELABORATI DALL ISTAT
RACCORDO TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE REGISTRATE NEI CONTI PUBBLICI TERRITORIALI E NEI CONTI NAZIONALI ELABORATI DALL ISTAT Da alcuni anni l ISTAT e il DPS hanno avviato un attività sistematica di raffronto Dettagli IL CIPE. Deliberazione n. 36 del 15 giugno 2007
Deliberazione n. 36 del 15 giugno 2007 DEFINIZIONE DEI CRITERI DI COFINANZIAMENTO PUBBLICO NAZIONALE DEGLI INTERVENTI SOCIO STRUTTURALI COMUNITARI PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2007-2013 IL CIPE VISTA Dettagli OSSERVATORIO PERMANENTE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICHE PAOLO FORTUNATI UNIVERSITÀ DI BOLOGNA ALMA MATER STUDIORUM OSSERVATORIO PERMANENTE SUL TRASPORTO CAMIONISTICO L ANALISI DEL TRAFFICO MERCI DELL INTERPORTO DI BOLOGNA Dettagli RELAZIONE ILLUSTRATIVA
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE CONSEGUENZE SULL'ATTIVITÀ DELLE IMPRESE E DEGLI OPERATORI E SUGLI INTERESSI DEGLI INVESTITORI E DEI RISPARMIATORI, DERIVANTI DALLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULLA RACCOLTA DI Dettagli PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013 N. 33
Settore Segreteria e Direzione generale Ufficio Trasparenza e Comunicazione PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013 N. 33 Relazione anno 2014 a cura del Segretario Generale e della Dettagli Programma Triennale per la Trasparenza e l Integrità
Programma Triennale per la Trasparenza e l Integrità 2013-2015 INDICE 1. Introduzione: organizzazione e funzione dell Agenzia Regionale per la Tecnologica e l Innovazione - ARTI... 2 2. I dati... 4 2.1 Dettagli COMUNE DI TICINETO. (Provincia di Alessandria) PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITÀ. PERIODO 2014-2016
COMUNE DI TICINETO (Provincia di Alessandria) PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITÀ. PERIODO 2014-2016 Approvato con D.G.C. n. 10 del 31/01/2014 1. PREMESSA Il Decreto legislativo 14 marzo Dettagli SISTEMI URBANI Interventi per il piano d'area emergenza in Abruzzo Programma stralcio per la parziale ricostruzione dell'università de L'Aquila
SISTEMI URBANI Interventi per il piano d'area emergenza in Abruzzo Programma stralcio per la parziale ricostruzione dell'università de L'Aquila SCHEDA N. 125 LOCALIZZAZIONE CUP: TIPOLOGIA OPERA: SOGGETTO Dettagli Rapporto Annuale 2006 del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate
DPS - Rapporto Annuale 2006 - Appendice Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione Rapporto Annuale 2006 del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Dettagli Rapporto Annuale 2007
Rapporto Annuale 007 del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate Appendice Tavole statistiche territoriali, cartine e note metodologiche Presentato Dettagli Allegato 1. Descrizione dei dati da detenere e trasmettere alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche
Allegato 1 Descrizione dei dati da detenere e trasmettere alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche INDICE 1 PREMESSA... 3 2 DATI DA detenere e TRASMETTERE ALLA BANCA DATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE... Dettagli L attuazione delle politiche di coesione 2007-2013 al 30 giugno 2015: un focus sul turismo nelle politiche comunitarie in Italia
L attuazione delle politiche di coesione 2007-2013 al 30 giugno 2015: un focus sul turismo nelle politiche comunitarie in Italia Al 30 giugno 2015, i progetti finanziati dagli strumenti programmatici delle Dettagli IL PIANO DI VALUTAZIONE DEL POR FESR MARCHE 2014-2020. (Giugno 2015)
IL PIANO DI VALUTAZIONE DEL POR FESR MARCHE 2014-2020 (Giugno 2015) Premessa Il nuovo ciclo di programmazione dei Fondi strutturali per il periodo 2014-2020 rappresenta un importante occasione per le Amministrazioni Dettagli GLI APPALTI PUBBLICI IN CALABRIA
GLI APPALTI PUBBLICI IN CALABRIA 1 RAPPORTO INFORMATIVO TRIENNIO 2007-2009 La pubblicazione è stata curata dalla Sezione Osservatorio dell Autorità regionale Stazione Unica Appaltante consulenza scientifica Dettagli III.5 L Indebitamento 2001-2004 e le Revisioni Eurostat
La presenza del sommerso comporta l evasione fiscale, sottrae risorse al bilancio pubblico e distorce la concorrenza: per modificare la struttura del bilancio e ridurre il disavanzo senza aumentare le Dettagli REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi
REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE Atto del Dirigente a firma unica: DETERMINAZIONE n 162 del 13/01/2015 Proposta: DPG/2015/109 del 08/01/2015 Struttura proponente: Oggetto: Autorità Dettagli LAVORO IL MERCATO DEL LAVORO IN SICILIA E LE FORZE DI LAVORO POTENZIALI
LAVORO NOTIZIARIO DI STATISTICHE REGIONALI A CURA DEL SERVIZIO STATISTICA DELLA REGIONE SICILIANA IN COLLABORAZIONE CON ISTAT ANNO 6 N.1/2014 In questo notiziario torniamo ad occuparci di mercato del nella Dettagli PIANO STRAORDINARIO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E MESSA IN SICUREZZA Messa in sicurezza della Scuola europea di Varese SCHEDA N. 187
PIANO STRAORDINARIO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E MESSA IN SICUREZZA Messa in sicurezza della Scuola europea di Varese SCHEDA N. 187 LOCALIZZAZIONE CUP: TIPOLOGIA OPERA: SOGGETTO TITOLARE: Edilizia scolastica Dettagli Università di Venezia Corso di Laurea in Informatica. Marco Fusaro KPMG S.p.A.
Università di Venezia Corso di Laurea in Informatica Laboratorio di Informatica Applicata Introduzione all IT Governance Lezione 4 Marco Fusaro KPMG S.p.A. 1 CobiT Obiettivi del CobiT (Control Objectives Dettagli delle Partecipate e dei fornitori
... I pagamenti della Pubblica Amministrazione,......... L u g l i o 2 0 1 4 Debito PA: miglioramenti più contenuti nel primo trimestre... Sintesi dei risultati C ontinuano nei primi tre mesi del 2014 Dettagli Corso di Amministrazione di Sistema Parte I ITIL 8
Corso di Amministrazione di Sistema Parte I ITIL 8 Francesco Clabot Responsabile erogazione servizi tecnici 1 francesco.clabot@netcom-srl.it Fondamenti di ITIL per la Gestione dei Servizi Informatici IT Dettagli Dossier 2 Le retribuzioni dei dipendenti pubblici. Dinamiche e confronti con il settore privato
Dossier 2 Le retribuzioni dei dipendenti pubblici. Dinamiche e confronti con il settore privato Audizione del Presidente dell Istituto nazionale di statistica, Enrico Giovannini presso la Commissione Programmazione Dettagli COMUNE DI MONTICHIARI Provincia di Brescia
COMUNE DI MONTICHIARI Provincia di Brescia Programma triennale per la trasparenza e l integrità (Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013) Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. del PREMESSA Dettagli RELAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2014
Nucleo di Valutazione RELAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2014 (ex art. 5, comma 21 della Legge 24 dicembre 1993 n. 537) - GIUGNO 2015 - DOC 07/15 Sommario: 1. Obiettivi e struttura Dettagli SISTEMA CODICE UNICO DI PROGETTO, CUP (codice: G17H03000130001), E SISTEMA MONITORAGGIO INVESTIMENTI PUBBLICI, MIP (codice: G17H03000130011)
SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE UFFICIO VIII SISTEMA CODICE UNICO DI PROGETTO, CUP (codice: G17H03000130001), E SISTEMA MONITORAGGIO INVESTIMENTI PUBBLICI, MIP (codice: G17H03000130011) RAPPORTO Dettagli Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica. Monitoraggio degli investimenti pubblici: il Sistema MIP-CUP
Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica Monitoraggio degli investimenti pubblici: il Sistema MIP-CUP Gennaio 2010 M I P G17H03000130011 Sistema Monitoraggio Investimenti Dettagli La Ricerca e Sviluppo in Italia nel periodo 2003-2005
7 ottobre 2005 La Ricerca e Sviluppo in Italia nel periodo 2003-2005 L Istat presenta i principali risultati delle rilevazioni sulla Ricerca e Sviluppo intra-muros 1 (R&S) in Italia, riferiti alle imprese, Dettagli LINEE GUIDA DI BUDGET
Settore Controllo di Gestione LINEE GUIDA DI BUDGET Indice GLI OBIETTIVI DELLE LINEE GUIDA DI BUDGET... 3 IL BUDGET: DEFINIZIONE... 3 IL PROCESSO DI BUDGETING... 4 ASSEGNAZIONE... 4 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE... Dettagli DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO COM PETITIVITA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 22 dicembre 2014, n. 2487
50601 Atti regionali DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO COM PETITIVITA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 22 dicembre 2014, n. 2487 FSC APQ Sviluppo Locale 207 2013 Titolo II Capo III Aiuti agli investimenti delle Dettagli DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERA 30 giugno 2014. Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Esiti della ricognizione di cui alla Dettagli Recupero, esame critico, omogeneizzazione ed analisi di serie storiche secolari italiane di dati meteorologici
Recupero, esame critico, omogeneizzazione ed analisi di serie storiche secolari italiane di dati meteorologici M. Maugeri 1, M. Brunetti 2, L. Buffoni 3, F. Mangianti 4, F. Monti 1, T. Nanni 2, R. Pastorelli Dettagli REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE (Approvato con deliberazione di G.C. 140/02.12.2010) 1 TITOLO I - SISTEMA DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE Capo I - Aspetti generali Dettagli Lo studio di fattibilità
Laboratorio integrato 3 Valutazione economica del progetto Clamarch a.a. 2015/16 Lo studio di fattibilità Docente Collaboratori prof. Stefano Stanghellini stefano.stanghellini@iuav.it arch. Valeria Ruaro Dettagli Il mercato IT nelle regioni italiane
RAPPORTO NAZIONALE 2004 Contributi esterni nelle regioni italiane a cura di Assinform Premessa e obiettivi del contributo Il presente contributo contiene la seconda edizione del Rapporto sull IT nelle Dettagli Osservazioni sulla proposta di Piano Strategico dell Area Vasta Brindisina Marzo 2009. Atto NVVIP n. 214 del 16 marzo 2009
Osservazioni sulla proposta di Piano Strategico dell Area Vasta Brindisina Marzo 2009 Atto NVVIP n. 214 del 16 marzo 2009 La costruzione del PS Il percorso che ha condotto alla stesura del PS è ampiamente Dettagli NUCLEI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI (UNITA TECNICHE DI CUI ALL ART.1 DELLA LEGGE N.144/1999)
NUCLEI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI (UNITA TECNICHE DI CUI ALL ART.1 DELLA LEGGE N.144/1999) Questionario di rilevazione relativo alla situazione dell anno 2003. Il questionario Dettagli RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE E TRASPARENZA DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE E TRASPARENZA DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE Anno 2014 (Art. 7, comma 3, legge 11 novembre Dettagli RICHIESTA E INDICAZIONE DEL CIG E DEL CUP
RICHIESTA E INDICAZIONE DEL CIG E DEL CUP 1 RICHIESTA E INDICAZIONE DEL CIG E DEL CUP L articolo 7, comma 4, del d.l. n. 187/2010 ha sostituito il comma 5 dell articolo 3 stabilendo che, ai fini della Dettagli SISTEMI URBANI Accessibilità metropolitana Fiera di Milano Nodo d'interscambio AC/SFR/MM trasporto pubblico e privato su gomma SCHEDA N.
SISTEMI URBANI Accessibilità metropolitana Fiera di Milano Nodo d'interscambio AC/SFR/MM trasporto pubblico e privato su gomma SCHEDA N. 91 LOCALIZZAZIONE CUP: TIPOLOGIA OPERA: SOGGETTO TITOLARE: B41I07000140005 Dettagli Programmazione operativa. Organizzazione del cantiere con laboratorio
Programmazione operativa Programmazione operativa La programmazione operativa è la traduzione della progettazione dei sistemi edilizi, in termini di programma temporale della fase esecutiva dell opera Dettagli La spesa della Regione Lazio per la protezione dell ambiente Anni 1995-2001
La spesa della Regione Lazio per la protezione dell ambiente Anni 1995-2001 L Istat diffonde, per la prima volta, la serie storica dei dati relativi alle spese per la protezione dell ambiente di un amministrazione Dettagli REGIONE ABRUZZO DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI ENTI LOCALI CONTROLLI SERVIZIO SISTEMI LOCALI E PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO MONTANO
ALL. A REGIONE ABRUZZO DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI ENTI LOCALI CONTROLLI SERVIZIO SISTEMI LOCALI E PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO MONTANO Criteri e modalità per la presentazione e verifica di ammissibilità Dettagli Ministero dell Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l Immigrazione
Linee guida alla compilazione del Modello on line C Unione Europea Ministero dell Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l Immigrazione Fondo Europeo per i Rifugiati Fondo Europeo per i Rimpatri Dettagli Gli immobili in Italia - 2015
LO STOCK IMMOBILIARE IN ITALIA: ANALISI DEGLI UTILIZZI Gli immobili in Italia - 2015 LO STOCK IMMOBILIARE IN ITALIA: ANALISI DEGLI UTILIZZI Il primo capitolo è dedicato alla presentazione dei risultati Dettagli nell anno 2009 Banca d Italia Filiale di Campobasso Discussione di Alberto Franco Pozzolo
L economia Leconomia del Molise nell anno 2009 Banca d Italia Filiale di Campobasso Discussione di Alberto Franco Pozzolo Università degli Studi del Molise La crisi economica in Molise: industria e servizi Dettagli STUDIO DI SETTORE SG42U
ALLEGATO 2 NOTA TECNICA E METODOLOGICA STUDIO DI SETTORE SG42U NOTA TECNICA E METODOLOGICA CRITERI PER LA COSTRUZIONE DELLO STUDIO DI SETTORE Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per la costruzione Dettagli Disciplinare del Controllo di gestione
Disciplinare del Controllo di gestione INDICE CAPO I - PRINCIPI E FINALITA ART. 1 Oggetto del Disciplinare pag. 3 ART. 2 Il controllo di gestione pag. 3 CAPO II - CONTABILITA ANALITICA ART. 3- Organizzazione Dettagli Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213
Allegato alla delib. C.C. n.3 del 20/3/2013 REGOLAMENTO COMUNITARIO IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213 Dettagli LA TRACCIABILITÀ FINANZIARIA...2. Adempimenti connessi alla tracciabilità finanziaria...2. Ambito temporale della legge 136/2010...
Sommario Sezione I...2 LA TRACCIABILITÀ FINANZIARIA...2 QUADRO NORMATIVO...2 Adempimenti connessi alla tracciabilità finanziaria...2 Ambito temporale della legge 136/2010...2 Cosa devono fare gli uffici?...2 Dettagli applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
6374 sarà trasmesso in copia conforme all originale alla Segreteria della Giunta Regionale; sarà disponibile nel sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it; sarà trasmesso in copia all Dettagli LEGGE N.144/1999 ART. 4: FONDO PROGETTAZIONE PRELIMINARE IL CIPE
LEGGE N.144/1999 ART. 4: FONDO PROGETTAZIONE PRELIMINARE IL CIPE VISTA la legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante Legge quadro in materia di lavori pubblici, nel testo aggiornato pubblicato nel supplemento Dettagli Sommario. Evoluzione nella disciplina dei Patti Territoriali...2
NOTE SULL EVOLUZIONE DI PATTI TERRITORIALI E CONTRATTI DI PROGRAMMA Sommario Evoluzione nella disciplina dei Patti Territoriali...2 1) 1994 1996 PT di Prima generazione. Fase sperimentale... 2 2) 1997 Dettagli 6 IL RUOLO DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO
6 IL RUOLO DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO Nel comprendere le strategie formative adottate dalle grandi imprese assume una particolare rilevanza esaminare come si distribuiscano le spese complessivamente sostenute Dettagli COMUNE DI CORCIANO PROVINCIA DI PERUGIA REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
COMUNE DI CORCIANO PROVINCIA DI PERUGIA REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 19 MARZO 2015 CAPO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 Oggetto Dettagli SINTESI DEI RAPPORTI NET CONSULTING SULL USO DELL ICT NELLE 4 MACROAREE NAZIONALI
SINTESI DEI RAPPORTI NET CONSULTING SULL USO DELL ICT NELLE 4 MACROAREE NAZIONALI PREMESSA L importanza crescente delle caratteristiche locali nello spiegare l andamento industriale ed economico del Paese Dettagli Delibera n. 50/02. L Autorità per l energia elettrica e il gas. Nella riunione del 26 marzo 2002, Premesso che:
Delibera n. 50/02 Condizioni per l erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kv i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi. (pubblicata sul Dettagli Strumenti di programmazione, monitoraggio e controllo. Il processo di budget
Servizio Controllo di Gestione Strumenti di programmazione, monitoraggio e controllo Il processo di budget Il processo ho la scopo di garantire il raggiungimento dei risultati annuali previsti dalla Direzione Dettagli COMUNE DI MELICUCCA. Provincia di Reggio Calabria www.comune.melicucca.rc.it STUDIO DI FATTIBILITA
COMUNE DI MELICUCCA Provincia di Reggio Calabria www.comune.melicucca.rc.it Sommario STUDIO DI FATTIBILITA PROJECT FINANCING INTERVENTO INSERITO NEL BILANCIO 2010-2012 REALIZZAZIONE DELL AMPLIAMENTO DEL Dettagli La Ricerca e Sviluppo in Italia nel 2006
24 novembre 2008 La Ricerca e Sviluppo in Italia nel 2006 L Istat diffonde i risultati delle rilevazioni sulla Ricerca e Sviluppo intra-muros (R&S) in Italia, riferiti alle imprese, alle istituzioni pubbliche Dettagli A cura di Maria Alberta Canepa e Villa Simona Segreteria Tecnica Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Regione Liguria
IL SIRGIL: Sistema Informativo Regionale Gestione Investimenti Liguria - strumento di monitoraggio, gestione, valutazione e programmazione degli investimenti pubblici A cura di Maria Alberta Canepa e Villa Dettagli ALBERT. copyright hventiquattro
ALBERT ALBERT MONETIZZARE LE SCORTE Il tuo magazzino: da deposito a risorsa Albert agisce sulle fonti di finanziamento interno. Non tanto in termini di puro taglio dei costi, quanto di recupero di flussi Dettagli Scheda informativa: avamprogetto per la procedura di consultazione Strategia Reti elettriche
Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC) Ufficio federale dell energia 28 novembre 2014 Scheda informativa: avamprogetto per la procedura di consultazione Dettagli Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione. Numeri del Sud. Indicatori regionali del QCS 2000-2006
Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione Numeri del Sud Indicatori regionali del QCS 2-26 Bollettino statistico a cura dell'unità di Valutazione degli Dettagli Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti, degli incaricati di posizione organizzativa e del personale del
Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti, degli incaricati di posizione organizzativa e del personale del Comune di Modena Aggiornamento aprile 2013 Indice Introduzione Dettagli Allegato A alla DGR n. 1. INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO E NORMATIVO
LINEE-GUIDA PER L AVVIO E L ACCOMPAGNAMENTO DEI PISL MONTAGNA (PROGRAMMI INTEGRATI DI SVILUPPO LOCALE PER LA MONTAGNA) MODALITA DI PRIMA APPLICAZIONE DELL ART. 5 DELLA L.R. n. 25/2007* (*come modificato Dettagli Primo Rapporto Osservatorio sul settore delle lavanderie industriali
ente bilaterale lavanderie industriali fra AUIL FEMCA-CISL FILTEA-CGIL UILTA-UIL Primo Rapporto Osservatorio sul settore delle lavanderie industriali Sintesi Dati di scenario: 600 imprese per 15 addetti Dettagli Discussione del Rapporto del Centro Studi Confindustria su. Infrastrutture, crescita e competitività
Discussione del Rapporto del Centro Studi Confindustria su Infrastrutture, crescita e competitività Piero Casadio Confindustria, 15 dicembre 2011 1 Introduzione Il capitolo del Rapporto di Confindustria Dettagli Modulo. Valutazione e fattibilità dei piani e dei progetti
Valutazione Ambientale e Fattibilità dei Piani e dei Progetti (CdL VALGESTA) Modulo Valutazione e fattibilità dei piani e dei progetti SIMULAZIONE Indirizzi per la redazione degli elaborati La valutazione Dettagli I tempi di attuazione e di spesa delle opere pubbliche
ex art. 10 del decreto legge n.101/2013 convertito, con modificazioni, della Legge n.125/2013 (in G.U. 30/10/2013, n.255) Nucleo Tecnico di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici UVER - Unità Dettagli AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI INFOMOBILITÀ - ATTIVITÀ IV.4 DEL POR CREO 2007-2013. Giunta Regionale
Giunta Regionale Direzione Generale delle Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità Area di Coordinamento Mobilità e Infrastrutture Settore Pianificazione del Sistema Integrato della Mobilità Dettagli DISCIPLINARE POLI DI INNOVAZIONE
Programma Operativo Regionale Competitività regionale e occupazione Asse 1 Innovazione e transizione produttiva Misura I.1.3 Innovazione e PMI F.E.S.R. 2007/2013 DISCIPLINARE per l accesso ai finanziamenti Dettagli Facoltà di Scienze della Formazione
Facoltà di Scienze della Formazione Corso di laurea magistrale in Management delle Politiche e dei Servizi Sociali LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLO STAGE Il percorso formativo del CdLM in Management Dettagli PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) 2015 2017 TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI Paragrafo 1 (Premessa) 1. La legge 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione Dettagli PROVINCIA DI ROMA. Regolamento per il Controllo di Gestione
PROVINCIA DI ROMA Regolamento per il Controllo di Gestione Adottato con delibera della Giunta Provinciale n. 498/23 del 09/04/2003 1 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 Ambito di applicazione 1. Il presente Dettagli REGIONE TOSCANA PREAMBOLO
REGIONE TOSCANA L.R. 2 aprile 2009, n. 16 Cittadinanza di genere B.U. Regione Toscana 06 aprile 2009, n. 11 PREAMBOLO Visto l articolo 117, terzo, quarto e settimo comma della Costituzione; Visto l articolo Dettagli 20-3-2012. GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 67
ma, secondo l impostazione metodologica ora contenuta nell aggiornamento 2012-2013 del PSN; Considerato che il processo di riforma a livello europeo del Patto di stabilità e di crescita e della governance Dettagli Procedura concordata tra Regione e Province per l attuazione del 3 Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale
Procedura concordata tra Regione e Province per l attuazione del 3 Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale DOCUMENTO DI SINTESI Sommario: 1.Campo d intervento... 2.Obiettivi... Dettagli SCHEDA N. 123 SOGGETTO TITOLARE: TIPOLOGIA OPERA: ULTIMAZIONE LAVORI LOCALIZZAZIONE. ENAV Spa. Opera aeroportuale. Lavori in corso 105/2009
SISTEMI URBANI Nodi, sistemi urbani e metropolitani di Palermo e Catania Ammodernamento tecnologico-infrastrutturale dell'aeroporto Falcone- Borsellino SCHEDA N. 123 LOCALIZZAZIONE CUP: TIPOLOGIA OPERA: Dettagli Diffondere e potenziare gli interventi di housing sociale temporaneo a favore di soggetti deboli
Piano d azione: Favorire l accesso ad abitazioni dignitose (housing sociale) SERVIZI ALLA PERSONA Bando senza scadenza: Diffondere e potenziare gli interventi di housing sociale temporaneo a favore di Dettagli PROJECT FINANCING Alla luce del terzo decreto correttivo al Decreto Legislativo 163/06. Bologna, 7 maggio 2009 Avv. Dover Scalera
PROJECT FINANCING Alla luce del terzo decreto correttivo al Decreto Legislativo 163/06 Bologna, 7 maggio 2009 Avv. Dover Scalera 1 Le novità introdotte dal terzo decreto correttivo Project Financing Il Dettagli 2017 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back

References: Articolo 1
 art. 5
 ART.1
 ART.1
 articolo 7
 articolo 3
 ART. 1
 ART. 2
 ART. 3
 ART. 4
 ART. 4
 Art. 1
 ART. 5
 art. 10
 Art.1
 articolo 117