Source: http://docplayer.cz/442814-Vestnik-dopravy-informace-z-resortu-ministerstva-dopravy-cislo-11-2013.html
Timestamp: 2016-12-09 02:34:36+00:00

Document:
⭐VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy. Číslo 11/2013
Download "VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy. Číslo 11/2013"
1 VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy Číslo 11/ května 20132 Obsah Část oznamovací... 2 Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury... 2 Část metodická... 6 Metodika hodnocení efektivnosti investic železniční infrastruktura... 6 Výměna řidičských průkazů O72 Samostatné oddělení tiskové 13 Část oznamovací Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury A. Úvodní ustanovení 1. Ministerstvo dopravy (dále jen ministerstvo ) vydává po projednání se Státním fondem dopravní infrastruktury tyto Prováděcí pokyny, kterými se stanoví jednotný postup při hodnocení ekonomické efektivnosti u projektů železniční infrastruktury. 2. Hodnocení efektivnosti projektu je povinnou součástí Záměru projektu (investiční závěr) a povinnou součástí Aktualizace záměrů projektu, předkládaného ministerstvu investorem (viz příloha č. 1 Povinný obsah záměru projektu a příloha č. 2 Povinný obsah aktualizace záměru projektu ) ke Směrnici upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu (dále jen Směrnice ). 3. Vyhodnocení efektivnosti je povinnou součástí studií proveditelnosti, zpracovávaných a předkládaných investorem ministerstvu dle části II článku 3 Směrnice. 4. Hodnocení efektivnosti musí obecně odpovídat základním ekonomickým principům uplatňovaným při hodnocení jakékoliv investice v podmínkách tržního hospodářství a musí obsahovat tyto části: identifikace projektu popis, návaznost, výkony, náklady a výnosy navrhovaného záměru, výchozí stav (srovnávací základna) popis, kapacita, náklady, výnosy, mimořádné kapitálové náklady, analýzy 5. Efektivnost investice je zpravidla prokazovaná metodou CBA s výjimkou projektů, u nichž byl ministerstvem schválen alternativní způsob hodnocení. 6. Hodnocení ekonomické efektivnosti projektu musí vyústit minimálně v následující klíčové ekonomické ukazatele, vnitřní výnosové procento (IRR) čistá současná hodnota (NPV) rentabilita nákladů (BCR) vypočtené při závazně stanovené jednotné (ekonomické) diskontní sazbě, pokud alternativní odborná metoda nestanoví jinak. 7. Dokumentace hodnocení ekonomické efektivnosti projektu (příloha k záměru projektu) musí umožnit kontrolu použití aplikované metody a umožnit plné pochopení zdrojů dat, předpokladů, parametrů a výsledků výpočtu. 8. Hodnocení ekonomické efektivnosti projektu se, s výjimkou případů uvedených v části G. 1 Prováděcích pokynů, zpracovává podle Metodiky hodnocení efektivnosti investic železniční infrastruktura, která je součástí těchto Prováděcích pokynů. 9. V případě výjimky z povinnosti zpracovat hodnocení ekonomické efektivnosti projektu podle Prováděcích pokynů je nutné předložit kvalitativní nebo kvantitativní analýzu všech podstatných výsledků a dopadů projektu s ohledem na veřejný zájem České republiky. Analýza musí obsahovat informace, podle kterých lze dostatečně posoudit ekonomický efekt projektu a na jejichž základě ministerstvo může vydat své stanovisko k projektu. Pokud z doložených odborných důvodů nelze účinně aplikovat pro hodnocení ekonomické efektivnosti daného projektu nebo pro určitý druh O72 Samostatné oddělení tiskové 24 projektu tyto Prováděcí pokyny, lze použít alternativní odbornou metodu, uvedenou v Prováděcích pokynech nebo explicitně posouzenou ministerstvem (viz Část III. článek 5.6 Směrnice). 10. Alternativní odborná metoda musí aplikovat maximální množství z předpokladů a výsledných ukazatelů, jaké jsou definované v platných Prováděcích pokynech pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic pro projekty železniční infrastruktury dle Standardní metody. B. Způsob hodnocení ekonomické efektivnosti I. Standardní metoda 1. Hodnocení efektivnosti železničních staveb v záměrech projektu se provádí na základě nákladověvýnosové analýzy (CBA), a to s použitím klíčových ekonomických ukazatelů, které se uvedou v záměru projektu. 2. Při rozhodování mezi variantami jsou rozhodující hodnoty BCR nebo EIRR. V CBA musí být s přiměřenou přesností a úrovní kvantifikace popsány všechny finanční a socio-ekonomické náklady a přínosy projektu (nejen monetizované) s přihlédnutím k velikosti projektu a významu konkrétních přínosů pro zdůvodnění projektu a výběru variant. 3. Ekonomické hodnocení železničních staveb se provádí v rozsahu oborového kalkulačního vzorce. 4. Jednotlivé finanční toky, uvedené v kalkulačním vzorci, se používají v diferenční podobě (rozdíl hodnoty jednotlivých toků ve stavu výchozím a projektovém). Výchozí stav je určen hodnotami finančních toků ve stávajícím stavu, doplněnými náklady na realizaci úprav infrastruktury, vyplývajícími s vnitrostátních norem, předpisů a přijatých mezinárodních úmluv. 5. Pro výpočet ukazatelů ekonomické efektivnosti železničních staveb je třeba použít SŽDC autorizovaný software, aktualizovaná kalibrovaná data pro ČR, poskytovaná pro tento účel SŽDC. Správnost použití kalibrovaných dat podléhá kontrole objednatele výpočtu. 6. Přehled vybraných základních kalibrovaných dat, platných k datu vydání těchto Prováděcích pokynů, je základem pro výpočet a je uveden v metodice. Aktualizaci a změny těchto dat zajišťuje a zveřejňuje SŽDC. II. Alternativní odborná metoda 1. Pokud z doložených odborných důvodů pro hodnocení ekonomické efektivnosti daného projektu nebo pro určitý druh projektu nelze účinně aplikovat Standardní metodu, lze použít Alternativní odbornou metodu, uvedenou v těchto Prováděcích pokynech, nebo explicitně posouzenou ministerstvem (viz Část III. článek 5.6 Směrnice). 2. Alternativní odborná metoda musí aplikovat maximální množství ze standardních předpokladů a výsledných ukazatelů definovaných v těchto Prováděcích pokynech. 3. Efektivnost u alternativního hodnocení se dokládá možnou kombinací monetizace, kvantifikace a textového komentáře k identifikovatelným projektovým cílům, který zdůvodní potřebu daného opatření a v případě hodnocení variant výsledky multikriteriální analýzy. 4. Zvolení alternativní odborné metody musí být řádně a důkladně odůvodněno. Odůvodnění musí být podloženo všemi dostupnými a možnými argumenty. 5. Doporučenou alternativní odbornou metodou může být multikriteriální analýza (viz Příloha D. 2 metodiky). O72 Samostatné oddělení tiskové 35 6. Výstupy alternativního hodnocení jsou údaje a ukazatelé vyjadřující specifické přínosy pro uživatele, obyvatelstvo a ekonomiku (např. snížení nebo omezení závažnosti dopravních nehod, dodržení TSI a dalších technických norem, zachování provozu, omezení následků hluku, zvýšení možnosti bezbariérového přístupu, bezpečnost železniční dopravy, obecně závazné normy k ochraně životního prostředí apod.). C. Multikriteriální analýza (dále jen MKA ) Multikriteriální analýzu lze použít: 1. Pro posouzení a výběr variant/alternativ řešení projektu v těch případech, kdy je doloženo, že porovnání formou CBA neposkytuje dostatečně objektivní srovnání mezi variantami. Je-li to ještě obhajitelné, výsledek CBA by měl zůstat důležitým kriteriem MKA. 2. Pro absolutní hodnocení projektu, když ekonomické hodnocení projektu prováděné CBA není pro daný účel dostatečně reprezentativní, a proto je doporučeno nepožadovat kladný ENPV a předložit MKA. Je-li pouze jedna projektová varianta, použije se MKA bez vah a skórování, přičemž je podrobně zohledněn veškerý dopad projektu a cíle projektu (např. ochrana životního prostředí, zvýšení komfortu, zvýšení bezpečnosti cestujících, nevyčíslitelné efekty plynoucí ze zahraničí apod.). D. Alternativní přístup pro absolutní hodnocení projektů železniční infrastruktury podle části B bodu II. lze použít v těchto případech: a. u staveb k plnění legislativních požadavků s pevně stanoveným časovým rámcem (např. stavby ETCS, elektromagnetická kompatibilita, náhrada radiových sítí pro uvolnění stanovených frekvenčních pásem, přechod na jinou napěťovou hladinu), b. u staveb k řízení provozu a sledování vlaků ( ERTMS, GSM-R), c. u staveb ke zvýšení bezpečnosti úrovňových železničních přejezdů, či jejich úpravy nebo rušení, d. u staveb pro odbavení cestujících, zajišťujících komfort a bezpečnost cestování (např. nástupiště, podchody, výtahy na nástupiště, přístřešky, odbavovací budovy, včetně zázemí pro cestující), e. u staveb k eliminaci negativních vlivů železniční dopravy na okolí (např. protihluková opatření, ochrana proti negativním vlivům elektrické trakce), f. u samostatných stavebních opatření, majících charakter rekonstrukce dle vyhlášky MD č. 177/1995 Sb., v platném znění, g. u samostatných stavebních opatření k odstraňování následků havárií, sesuvů, povodňových škod, případně následků jiných katastrofických událostí a ke zvýšení bezpečnosti pomocí dopravní signalizace. E. Alternativní přístup pro absolutní hodnocení projektů železniční infrastruktury podle části B bodu II. nelze použít v těchto případech: a. výstavba nové železniční tratě s alternativním návrhem rychlosti, O72 Samostatné oddělení tiskové 46 b. modernizace nebo optimalizace stávající železniční tratě, včetně rekonstrukce železniční tratě nebo signalizačního systému atd.), c. odstranění úrovňových železničních přejezdů nahrazením mimoúrovňovými, d. rekonstrukce terminálů pro manipulaci s nákladem, e. komplexní rekonstrukce a modernizace železničních stanic. U výše uvedených projektů lze zvolit alternativní přístup pro absolutní hodnocení projektu pouze ve výjimečných a zvláště odůvodněných případech po schválení ministerstvem s tím, že se k alternativnímu hodnocení přistoupí vždy až poté, co je provedena CBA. F. Metodika hodnocení efektivnosti investic - železniční infrastruktura 1. Metodika stanoví obsah a postupy zpracování hodnocení efektivnosti jednotlivých projektů, a to v rozsahu potřebném pro posouzení a schválení předložené dokumentace. 2. Metodika poskytuje informaci o principech vypracování Analýzy nákladů a přínosů Cost-Benefit Analysis (dále jen CBA ) s odkazem na vstupní data, která se mění v čase a je třeba je pravidelně aktualizovat. 3. CBA, v rozsahu uvedeném v metodice, je základní součástí zdůvodnění nezbytnosti připravovaného projektu a výchozím dokumentem pro posouzení efektivnosti při zpracování záměru projektu, resp. jiné dokumentace, blíže specifikované v metodice, či těchto Prováděcích pokynech. Cílem postupů uváděných v metodice je: posouzení celkového socio-ekonomického smyslu projektu, výběr optimální varianty, optimalizace projektového řešení. Blíže viz příloha Metodika hodnocení efektivnosti investic - železniční infrastruktura. G. Přechodná a závěrečná ustanovení 1. Hodnocení efektivnosti staveb podle těchto Prováděcích pokynů nemusí být prováděno u Záměrů projektů, Aktualizace záměrů projektů a Studií proveditelnosti, u nichž již bylo vyhlášeno zadávací řízení na zhotovitele těchto dokumentací nebo bude vyhlášeno do Prováděcí pokyny jsou závazné pro hodnocení efektivnosti projektů železniční infrastruktury. H. Účinnost Prováděcí pokyny nabývají účinnosti dnem 22. května V Praze dne 30. dubna 2013 Ing. Lukáš Hampl, v. r. 1. náměstek ministra dopravy (Vyřizuje: Ing. Lumír Rubek, tel.: , čj.: 26/ IZD/3) O72 Samostatné oddělení tiskové 57 Část metodická Metodika hodnocení efektivnosti investic železniční infrastruktura OBSAH A. Procesní postupy Procesní charakteristika Aplikace CBA v projektovém cyklu 10 B. Platnost a užití příručky 10 Popis tvorby CBA 12 I. fáze : Identifikace a cíle projektu Identifikace projektu a jeho cíle Identifikační údaje Odkazy na plánovací dokumenty a rozhodnutí Relevantní kontext, rozsah a cíle projektu Metoda a rozsah hodnocení 14 II. fáze : Identifikace variant a příprava vstupů Popis před-selekce, definice a popis variant Varianta bez projektu (business as-usual, without project) Varianta/y s projektem (projektová, with project case) Dopravní analýza a prognóza poptávky Analýza vstupních dat Přepravní prognóza a prognóza dopravy Vstupy pro analýzy nákladů a přínosů Detailní pokyny pro zpracování přepravních prognóz Definice globálních parametrů Diskontní sazby Výchozí rok hodnocení a cenová úroveň Doba hodnocení Investiční náklady a zůstatková hodnota Investiční náklady Stavební náklady Zůstatková hodnota 26 III. fáze : Finanční analýza Definice finančních ukazatelů Finanční čistá současná hodnota 29 O72 Samostatné oddělení tiskové 68 1.2. Finanční míra výnosu Finanční příjmy Příjmy z poplatku za dopravní cestu Příjmy z prodeje kapacity železniční dopravní cesty Dodatečné příjmy Náklady na řízení dopravy Náklady na údržbu a opravu infrastruktury Výstupy Tabulky FA Výsledné ukazatele Finanční struktura projektu Finanční udržitelnost Finanční zdroje a způsob financování projektu 34 IV. fáze : Ekonomická analýza Definice ekonomických ukazatelů Ekonomická čistá současná hodnota Ekonomická míra výnosu Rentabilita nákladů Fiskální úpravy Ekonomické ceny Uplatnění konverzního faktoru Kategorie socio-ekonomických nákladů a přínosů Přínosy z úspory času Přínosy ze zvýšení bezpečnosti v železniční dopravě Přínosy vnějších účinků způsobených převedením dopravy Přínosy z redukce emisí v železniční dopravě z důvodu změny vozového parku a četnosti spojů Přínosy z úspor v silniční dopravě Náklady na provoz vlaků Identifikace a analýza jiných nákladů a přínosů projektu Přínosy z vyvolané investice Snížení hlukového zatížení Přínosy a ztráty při výstavbě Přínosy z mobility / dostupnosti území Ostatní 45 O72 Samostatné oddělení tiskové 79 5. Výstupy Tabulky EA Výsledné ukazatele Sumarizace výsledků 45 V. fáze: Hodnocení rizik Identifikace rizik Zpracování analýzy rizik Kvantitativní analýza Kvalitativní analýza Závěr hodnocení rizik 52 VI. fáze: Závěr Shrnutí výstupů Doporučení 53 Seznam použitých značek a zkratek (definice pojmů) 54 Literatura a podpůrné dokumenty 55 Přílohy 56 A. Příručka základních vstupů Diskontní sazby Makroekonomická data a jejich predikce Konverzní faktor 57 B. Příloha přepravní prognóza,fa,ea tabulky 59 B.1 Přepravní prognóza 59 B.2 Finanční analýza 59 B.3 Ekonomická analýza 59 C. Vstupní data a tabulky k aktualizaci Výhledové koeficienty růstu dopravy Metodika stanovení maximální ceny za dopravní cestu Jiné příjmy Příjmy z hospodaření s vyzískaným materiálem Příjmy z pronájmu majetku a ostatních externích služeb Náklady na údržbu a opravu infrastruktury Hodnoty času Osobní doprava hodnoty pro rok Nákladní doprava hodnoty pro rok O72 Samostatné oddělení tiskové 810 6. Náklady na řízení dopravy Přínosy z bezpečnosti dopravy Přínosy z externích účinků předenené dopravy Přínosy z redukce emisí v železniční dopravě Přínosy ze snížení provozních nákladů silniční dopravy Náklady na provoz vlaků 68 D. Doporučené skladby Stavební náklady Multikriteriální analýza (MKA) Použití MKA Metodický postup a parametry MKA Hlavní mimoekonomická kriteria železničních projektů. 70 O72 Samostatné oddělení tiskové 911 A. Procesní postupy Procesní charakteristika Hodnocení efektivnosti investic je nezbytnou součástí každého projektu v oblasti železniční infrastruktury. Efektivnost investice je zpravidla prokazována metodou CBA s výjimkou projektů, u kterých byla schválena možnost alternativního přístupu z důvodu omezených monetizovaných přínosů projektu. CBA je většinou zpracována jako součást: a) studie proveditelnosti (SP) a technicko-ekonomických studií (TES). Rozsah a možnosti zpracování SP nejsou dány touto metodikou. Detailní postup zpracování CBA je popsán v části Popis tvorby CBA. b) investičního záměru (IZ). CBA jako součást IZ je nutno zpracovat v souladu se Směrnicí pro zpracování, předkládání a schvalování investičních záměrů projektů v oblasti investiční a neinvestiční výstavby dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu vydané MDČR v platném znění. CBA se zpracovává formou porovnání nulové a vybrané projektové varianty, pokud si zadavatel, nebo schvalující orgán nevyžádají posouzení více variant nebo to nevyplyne z přípravy analýzy. Detailní postup zpracování je popsán v části Popis tvorby CBA. c) aktualizace investičního záměru v případě změn nákladů, nebo technických parametrů popsaných ve Směrnici pro zpracování, předkládání a schvalování investičních záměrů projektů v oblasti investiční a neinvestiční výstavby dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu vydané MDČR v platném znění. Rozsah a obsah zpracování je shodný s bodem b. Aplikace CBA v projektovém cyklu Projektová příprava železničních staveb se řídí Směrnicí pro Dokumentaci pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních v platném znění. Hodnocení efektivnosti investice je nutno provádět nebo aktualizovat v následujících fázích: V rámci studií proveditelnosti Ve stadiu zpracování investičního záměru V realizační fázi projektu v případech popsaných ve Směrnici pro zpracování, předkládání a schvalování investičních záměrů projektů v oblasti investiční a neinvestiční výstavby dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu vydané MDČR v platném znění překročení nákladů o 10 %, podstatné změny technicko-ekonomických parametrů formou aktualizace investičního záměru. B. Platnost a užití příručky Tato metodika nabývá účinnosti dnem schválení Ministerstvem dopravy. Přechodné období je stanoveno rozhodným dnem zadání studie nebo analýzy. V případě zadání analýzy před nabytím účinnosti této metodiky se postupuje dle do té doby platné metodiky. Ke dni vyhlášení této metodiky se ruší Aktualizace metodiky pro výpočet efektivnosti investic na SŽDC, s. o., verze z O72 Samostatné oddělení tiskové 1012 Aktualizace příloh metodiky bude většinou probíhat k 1. červnu každého sudého roku. Pouze české znění metodiky je závazné a platné. O72 Samostatné oddělení tiskové 1113 Projekt nepotřebuje finanční podporu Alternativní možnosti evropský význam, ekologie Popis tvorby CBA Analýza nákladů a přínosů je jedním z komplexních modelů na ohodnocení investičních projektů. CBA, jako součást hodnocení projektů, by měla poskytnout důkaz, že je projekt žádoucí ze socioekonomického pohledu. To je prokázáno pozitivní hodnotou ukazatele ENPV. Tato část metodiky má za úkol provést zpracovatele hodnocením efektivnosti investice prostřednictvím analýzy nákladů a výnosů. Tvorba dokumentu je rozdělena do 6-ti následujících fází, které jsou v souladu s evropskými příručkami pro tvorbu CBA. Struktura hodnocení projektů I. fáze Identifikace a cíle projektu obecné souvislosti relevantní kontext a cíle projektu II. fáze Identifikace variant a příprava vstupů analýza a definice variant, popis současného stavu dopravní analýza a prognóza definice globálních parametrů investiční náklady a zůstatková hodnota III. fáze Finanční analýza analýza finančních příjmů a výdajů zdroje financování, návratnost a udržitelnost FNPV >= 0 FNPV < 0 IV. fáze Ekonomická analýza fiskální korekce finančních toků monetarizace netrhových vlivů analýza dodatečných nepřímých relevantních efektů ENPV >= 0 ENPV < 0 V. fáze Hodnocení rizik stanovení kritických proměnných a test citlivosti riziková analýza a prevence rizik VI. fáze Závěr Vyhodnocení a shrnutí analýzy. O72 Samostatné oddělení tiskové 1214 Dokumentace CBA by měla být samostatně srozumitelné dílo. Pokud je však CBA zpracována v rámci jiného dokumentu (např. SP nebo IZ), relevantní vstupy popsané podrobně v jiných kapitolách těchto dokumentů musí být shrnuty v CBA s příslušnými odkazy / doplněními. Každý cíl související s železniční infrastrukturou může být dosažen několika způsoby, což znamená, že u každého cíle existuje řada investičních variant. Potenciální varianty vedoucí k splnění cílů projektu by měly být identifikovány v počáteční fázi tvorby projektu nazývá se fáze 0. Po fázi 0 by měl být snížen počet investičních variant na omezený počet, který bude řešen v rámci CBA. Varianty vybrané v této fázi by měly být popsány klíčovými parametry jako např. délka, kapacita, rychlost, atd. Vybrané varianty by měly být v souladu s národními, regionálními a místními strategickými dokumenty. Dále je nezbytné zajištění kompatibility variant s výsledky analýzy v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). V ideálním případě jsou v analýze nákladů a přínosů všechny varianty hodnoceny ve vztahu k EIA tak, aby bylo možno srovnávat ekonomický přínos v oblasti životního prostředí. EIA obvykle představuje zmírňující a kompenzační opatření vytvářející další nákladové položky, které se mohou lišit v rámci jednotlivých variant. Tyto dodatečné kapitálové a provozní náklady by měly být zahrnuty do CBA. V případě velmi jednoduchých projektů může být počet technicky proveditelných, právních a ekologických variant velmi malý (na konci fáze 0). U jiných projektů je možné analyzovat více alternativních možností. Jedna z nejpravděpodobnějších možností realizace projektu může být zahrnutí zvýšení maximální rychlosti, která obvykle nemá zásadní význam pro nákladní dopravu, ale je velmi důležitá pro osobní dopravu. O72 Samostatné oddělení tiskové 1315 I. fáze: Identifikace a cíle projektu Identifikace projektu a jeho cíle Identifikační údaje Zpracovatel by měl uvést základní identifikační údaje posuzovaného projektu. Doporučuje se vždy uvést: název projektu objednatele zpracovatele odpovědného pracovníka za hodnocení s uvedením kontaktu geografickou identifikaci předmětu posouzení. Odkazy na plánovací dokumenty a rozhodnutí Další kapitola by se měla věnovat širším vztahům a odkazům na plánovací dokumenty a rozhodnutí. Výchozím bodem dokumentu může být určitý plán nebo investiční záměr, který stanovuje cíle, kterých je třeba dosáhnout. Relevantní kontext, rozsah a cíle projektu V této kapitole je třeba analyzovat všechny problémy současného stavu nebo budoucí potenciály/hrozby, které vedou k možné potřebě projektu (např. kapacita, technický stav, životní prostředí). Následně by měl být nadefinován a zdůvodněn rozsah projektu jako minimálně ekonomicky, dopravně a technicky samostatně smysluplného díla (což může zahrnovat např. více liniových staveb, vozový park nebo nádražní budovy) a oblast dopadu (síťové efekty). Další důležitou informací by měly být provozní a paralelní investiční předpoklady, které by podporovaly další provoz a rozvoj integrované sítě a potenciální přínosy projektu (např. VRT, kolejová vozidla, systém jízdních řádů, interoperabilita a další). Část zabývající se socioekonomickým kontextem by měla obsahovat informace o teritoriálních, environmentálních a ekonomických aspektech projektu a prostředí. Kontext by měl obsahovat informace o demografii a sociokulturní prvky pozadí projektu. Z výše uvedeného by měly být vydefinovány cíle projektu, širší vazby a souvislosti s jinými projekty. V rámci kapitoly by měl být uveden historický exkurz (historie vývoje projektu, v minulosti zvažované varianty atp.). Metoda a rozsah hodnocení CBA se provádí na základě přírůstkové metody, která stanovuje výslednou změnu dopadu ve vztahu k subjektu. Představuje porovnání mezi výší nákladů a výnosů mezi O72 Samostatné oddělení tiskové 1416 scénářem s projektem a bez projektu. Pokud je výsledná hodnota pro daný subjekt kladná, považujeme ji za přínos daného subjektu a naopak. Doporučuje se uvádět všeobecné shrnutí metody posouzení a výchozí podklady pro posouzení. Hodnocení efektivnosti stavby je metodicky provedeno dle Metodiky hodnocení efektivnosti investic pro železniční infrastrukturu. Hodnocení je provedeno přírůstkovou metodou na základě analýzy nákladů a přínosů. Základními ukazateli jsou: finanční analýza FNPV FIRR - finanční čistá současná hodnota - finanční vnitřní výnosové procento ekonomická analýza ENPV - ekonomická čistá současná hodnota EIRR - ekonomické vnitřní výnosové procento BCR - rentabilita nákladů - poměr přínosů (neinvestiční ekonomické cash-flow) a investičních nákladů O72 Samostatné oddělení tiskové 1517 II. fáze: Identifikace variant a příprava vstupů Identifikace (analýza) variant tvoří zpravidla integrální část studie proveditelnosti a jejím smyslem je určit nejvhodnější možnosti ze všech uskutečnitelných. Výchozí varianty představují technická řešení schopná naplnit stanovené cíle. Jednotlivé varianty se pak mohou lišit v použité technologii, vybavení, velikosti, lokalitě a časovém nastavení projektu. Jako součást analýzy by mělo být bráno v úvahu také porovnání finančních nákladů. Vhodnou metodou na identifikaci nejvýhodnější možnosti realizace projektu je multikriteriální analýza a analýza nákladů a přínosů (CBA). Popis před-selekce, definice a popis variant Před prováděním CBA je třeba zdůvodnit potřebu projektu a přesně nadefinovat a popsat jednotlivé varianty. Součástí popisu variant je i jejich technický popis. Obecně se porovnávají varianty bez projektu (dále viz kap. 2) s variantami projektovými (dále viz kap. 3). Před definicí variant by měla předcházet nultá fáze, kde dojde k vysvětlení a zdůvodnění účelu a potřeby projektu. Definice variant by pak měla vycházet z definice cílů (např. modernizace koridorů či souvislých traťových úseků, zachování provozuschopnosti trati, na jaké úrovni a v jakém rozsahu). Z této kapitoly musí být zřejmé důvody pro zlepšení parametrů, zachování tratě či pro jiné úpravy železniční infrastruktury. V rámci této kapitoly by měl být rovněž shrnut případný proces předselekce variant z většího okruhu do ekonomické analýzy (např. v rámci studii proveditelnosti). Varianta bez projektu (business as-usual, without project) Varianta bez projektu představuje konzervaci současného technického stavu trati či traťového úseku po dobu hodnoceného období, tj. zachování provozuschopného stavu bez nepřiměřeného poklesu provozních parametrů za použití standardních metod údržby a provedení oprav v rozsahu vycházejícím z technického stavu a životnosti jednotlivých prvků infrastruktury. To nevylučuje povinné minimální investice typu výměny sub-systému, pokud jde o nejúčinnější způsob údržby systému v provozu. Varianta bez projektu potřebuje jednoznačné posouzení stávajícího stavu a jeho vývoj v referenčním období. Systém se musí udržet funkční bez nepřiměřeného zhoršení poskytované služby, a musí obsahovat předpovědi o tom, co se bude dít na všech příslušných částech sítě, která bude ovlivněna projektem. V souladu s oceňováním nákladů na údržbu a obnovu mezi projektovou variantou a variantou bez projektu musí být varianty popsány a zdokumentovány realisticky a nesmí být nadsazen popis vývoje v čase. Standardním minimálním obsahem je: a) obecný popis současného stavu a jeho vývoj v referenčním období b) technický a technologický popis současného stavu a budoucího vývoje c) grafické znázornění (situace, ilustrační nákres), ze kterého vyplývá lokalizace současné trati d) provozní model O72 Samostatné oddělení tiskové 1618 e) dopravní prognóza (dále viz fáze II kap. 4) f) provoz a údržba (dále viz fáze III kap. 4) Varianta/y s projektem (projektová, with project case) Varianta/y s projektem vychází zpravidla z před-selekce nebo tzv. fáze 0 a zahrnuje úpravy vedoucí ke zlepšení parametrů trati v souladu s požadavky metodických dokumentů MDČR/SŽDC, zejména Vyhlášky MD 177/1995 v platném znění, Zásad modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě, Zásad rekonstrukce regionálních tratí, Technických a kvalitativních podmínek staveb státních drah a Technických specifikací interoperability. V případech, kdy jsou investice ze zákona povinné prostřednictvím nařízení TSI, může být taková investice vyloučena z analýzy nákladů a přínosů pouze tehdy, pokud jsou požadavky TSI ekonomicky odůvodněné již jako součást evropské úrovně nebo tomu podobné studie. Standardním obsahem je: a) obecný popis varianty a vývoje v referenčním období b) technický popis varianty, uvedení základních kvantitativních hodnot c) grafické znázornění navrhovaného stavu (situace, ilustrační nákres), ze kterého vyplývá rozsah navrhovaných úprav d) provozní model e) dopravní prognóza po uvedení investice do provozu (dále viz fáze II. kap. 4) f) provoz a údržba (dále viz fáze III kap. 4) Dopravní analýza a prognóza poptávky Doprava umožňuje v řešeném území přemisťování osob nebo zboží a tím uspokojuje potřebu vykonávat aktivity na odlišném místě, než je místo bydliště, či spotřebovávat či dále upravovat komodity, vypěstované, vytěžené, či vyrobené na jiném místě. Pro analýzy je nezbytné definovat řešené území, které zahrnuje všechny zdroje a cíle přepravy ovlivněné posuzovaným úsekem dopravní infrastruktury, vlastní řešený úsek a veškeré konkurenční trasy železnice i konkurenčních druhů dopravy. Při analýze a prognóze je třeba postupovat v souladu s Pokyny pro zpracování přepravních prognóz a jejich výstupů zpracovanými v březnu Rozsah přepravní potřeby, přepravní poptávky, přepravního objemu, rozdělení zdrojového objemu přepravy do jednotlivých cílů vyjadřují objemy přepravních vztahů (OD relace). Dělba přepravní práce (modal split) určí objemy dopravy a objemy přepravních vztahů využívající jednotlivé druhy dopravy a přidělením na dopravní síť druhů dopravy se stanoví intenzita dopravy a následně přepravní a dopravní objemy nezbytné pro analýzu nákladů a výnosů. Pro zjištění stávajícího stavu v přepravě a dopravě na železnici a konkurenčních módech je třeba provést analýzu vstupních dat, pro zjištění budoucího stavu je třeba provést prognózu O72 Samostatné oddělení tiskové 1719 přepravy a dopravy v rozsahu od zjednodušené prognózy po klasický čtyřstupňový multimodální dopravní model podle dopravního významu investice. Analýza vstupních dat Při provedení dopravní analýzy jsou pro zjištění poptávky nezbytná socioekonomická data o řešeném území vhodně rozděleném na dopravní okrsky včetně údajů pro návrhové období. Data je potřeba získat v dezagregované podobě v dělení podle ekonomických aktivit obyvatel, vlastnictví automobilu a aktivitě v cíli cesty. Rozsah vstupních dat se může měnit vzhledem k významu řešeného projektu. Pro výpočet přepravního objemu z obvodu místa nástupu či nakládky, resp. do místa výstupu či vykládky je třeba zjistit minimálně tato základní data: Obyvatelstvo, atraktivita - počet obyvatel, v řešené oblasti včetně demografické prognózy - využití území pro výrobu, těžbu, skladování, obchod apod. - informace o zaměstnanosti s členěním na obory HDP - výše HDP, meziroční vývoj HDP Pravděpodobnost vzniku přemístění, tj. dopravního vztahu mezi zdrojovou oblastí, závisí kromě přepravních objemů obou lokalit významně také na časovém odporu proti vykonání cesty. Ten úzce souvisí s nabídkou infrastruktury a poskytované dopravní služby, se spotřebou času na vykonání cesty a s náklady spojenými s vykonáním cesty, vyjádřenými v generalizovaných nákladech. Infrastruktura, nabídka - stávající železniční a silniční dopravní síť, příp. sítě dalších relevantních druhů dopravy - rozvoj dopravní infrastruktury, je možné uvádět tři scénáře (maximální, minimální a trend) - stávající dopravní nabídka a její dosavadní vývoj (za posledních 5 20 let) cestovní rychlost, četnost spojů veřejné dopravy, kapacita infrastruktury, cena za dopravu atd. Pro zjištění generalizovaných nákladů spojených s osobní a nákladní dopravou je třeba modelovat minimálně: Osobní železniční doprava - Cenu dopravy - Četnost spojů - Cestovní dobu - Počet přestupů - Dobu čekání /přestupu /docházky ke stanici Nákladní železniční doprava - Cenu - Cestovní dobu - Spolehlivost O72 Samostatné oddělení tiskové 1820 Silniční doprava (příp. též vodní či letecká) - Cenu/os za provoz vozu osobní automobil (vnímaná cena) - Cenu parkování a další poplatky - Cenu/t nákladní automobil (LUV a TUV, podle cen na přepravním trhu) - Cestovní dobu osobní automobil - Cestovní dobu nákladní automobil (LUV a TUV) Pro kalibraci přepravní prognózy jsou nutná data o intenzitách dopravy na úsecích, vhodná jsou též data o přepravních a dopravních objemech a účelech. V rámci analýzy vstupních dat je potřebné shromáždit data za posledních 5-20 let, která mají vliv na vývoj dopravy na hodnoceném území, případně i za jeho hranicemi. Přepravní prognóza a prognóza dopravy Před stanovením prognózy dopravy se určí význam projektu. Význam projektu se posuzuje podle výše investičních nákladů a potenciálu převést dopravu z konkurenčních módů na železnici. Definice tří kategorií je uvedena ve schválených Pokynech pro zpracování přepravních prognóz a jejich výstupů zpracovaných v březnu 2011 na str Přepravní prognóza poskytne informace o tom, jaký je vývojový trend přepravy v kontextu měnících se socioekonomických veličin a charakteristik dopravní infrastruktury, jaké změny v produktivitě a atraktivitě řešeného území lze předpokládat, jaké bude rozdělení přepravního objemu na přepravní vztahy, jaká bude dopravní nabídka, jaká bude převedená a indukovaná doprava a jaká část přepravy bude realizována v návrhovém roce železniční dopravou. Pro určení limitů prognózy dopravy a vstupů pro hodnocení rizik je vhodné určit přepravní scénáře (např. minimální, maximální, trend). V případě, kdy analýza citlivosti neprokáže vysokou elasticitu na výstupy přepravní prognózy, není nutné tato data zahrnovat do prognózy. Prognóza vývoje dopravy pro stavby nižšího významu bez převedené nebo indukované dopravy Pro projekty, které nezpůsobí výrazné převedení dopravy na řešenou trať (případně z řešené tratě), se provede zjednodušená prognóza. Použije se zjednodušená metoda vycházející z analýzy zatížení za uplynulé období a projekce časové řady do návrhového období. Prognóza se provede metodou regresní analýzy. Jejími nezávisle proměnnými jsou počet obyvatel, ekonomické aktivity v území, výše HDP a dopravní nabídka v počtech vlaků a jejich rychlosti, regresní koeficienty se odvodí z časových řad vývoje dopravních objemů. Vypočtené dopravní objemy se na základě stávajícího rozdělení přidělí pro jednotlivé přepravní relace a zjistí se tak výše přepravních vztahů, ty potom určí intenzity přepravy a následně i dopravy (s uvážením kapacitních omezení na trati). Datové požadavky na zjednodušenou prognózu: Objem osobní a nákladní dopravy min. za 3 roky Počty obyvatel a pracovních míst v regionu a regionální HDP min. za 3 roky Výhledové změny v území (počet obyvatel a pracovních míst, změny HDP) O72 Samostatné oddělení tiskové 19 Zobrazit více
Seminář ENVI A Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. CÍL: vysvětlit principy systémového přístupu při zpracování energetického auditu Východiska (legislativní) Zákon Více SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 3: Finanční a ekonomická analýza infrastrukturních projektů projekty fondů EU 2007-2013 Základy teorie Více ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+
Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační Více HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.
HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických Více DOPRAVNÍ SEKTOROVÉ STRATEGIE 2. FÁZE Jednání Pracovní skupiny, 7.11.2011
1 / 19 Ing. Martin Vachtl 2 / 19 DOPRAVNÍ SEKTOROVÉ STRATEGIE 2.FÁZE Zpracovatel: Sdružení SJM-GEPARDI-2 SUDOP PRAHA a.s. Jacobs Consultancy spol. s r.o. MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Subdodavatelé: Více Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy
Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení Více SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 4: Využití nástroje HDM-4 pro hodnocení silničních staveb v ČR Softwarový nástroj HDM-4 a metodika Více HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:
HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních Více FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC
PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Více EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI
KONFERENCE OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ TEORIE A PRAXE X. POSOUZENÍ EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI VYUŽITÍ TEPLA ZE SOUSTAV ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ Z HLEDISKA ZÁKONA O OCHRANĚ Jan Kužel odbor ochrany Více Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)
Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do Více Analýza návratnosti investic/akvizic
Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby Více Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF
Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace Více Koncepce modernizace železniční sítě v ČR
Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální Více Manuál pro Model environmentálního vzdělávání Přírůstkový
Manuál pro Model environmentálního vzdělávání Přírůstkový Model verze 17.0, 19.0 (XLIII., LXV. výzva) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená Více Dopravní sektorové strategie, 2. fáze. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie
Dopravní sektorové strategie, 2. fáze Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie Dopravně strategické dokumenty ČR Dopravní politika ČR 2005 2013 (Aktualizace 2010 2011) Dopravní politika ČR 2014 Více CBA příručka žadatele
CBA příručka žadatele Analýza nákladů a přínosů (též označována jako analýza nákladů a výnosů, případně anglickým termínem cost-benefit analysis, CBA) patří k základním technikám pro hodnocení investičních Více Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP
Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou Více MANUÁL MODEL PLOŠNÉ PLYNOFIKACE
MANUÁL MODEL PLOŠNÉ PLYNOFIKACE verze 16.0 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR wwww.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260 500 www.sfzp.cz, www.mzp.cz Více POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY
PŘÍLOHA Č.9 POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel postupu při oceňování nemovitostí V této příloze je definován postup při oceňování nemovitostí pro Více N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů
Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant Více Operační program Doprava 2014-2020
Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti Více VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU
VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU Cíl vzdělávacího kurzu: Cílem vzdělávacího kurzu v oblasti finanční analýzy a ekonomického hodnocení projektových Více Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013
Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013 Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Obsah prezentace Předchozí prováděcí předpisy k zákonu o integrované prevenci Více PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE
PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE Projektová fiše je souhrnnou informací o projektu, která slouží jako první vstupní informace k rozhodování o předběžném výběru projektu k realizaci a jeho spolufinancování Více POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP
Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ Více Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací
Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací Opatření Programu rozvoje kraje 3.4.1. Příprava územně - plánovací dokumentace Více Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.
Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ... Více E8 Finanční a ekonomické hodnocení projektu
Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E8 Finanční a ekonomické hodnocení projektu Anotace: Cílem této části vzdělávacího modulu je seznámit účastníky Více Programové období EU 2014-2020
Programové období EU 2014-2020 aneb Jaké jsou priority Dopravních sektorových strategií Ing. Mgr. Marek Pastucha červen 2012 Praha Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Fond soudržnosti Více Návrh a management projektu
Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody Více Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Úspory energie
Příloha č. 4 Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Úspory energie Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí: A B C D E Binární (vylučovací) kritéria Více Financování dopravy z Operačního programu Doprava 2014-2020
Financování dopravy z Operačního programu Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura je však odlišná, přidány Více Modelový příklad pro práci s investičními náklady (IN) a jejich převodem mezi souhrnným rozpočtem (SR), CBA tabulkami a tabulkou H.
Modelový příklad pro práci s investičními náklady (IN) a jejich převodem mezi souhrnným rozpočtem (SR), CBA tabulkami a tabulkou H.1 Převod IN ze SR do CBA tabulek (tabulka 1.1 v listu 1 Celkové investiční Více PRAKTICKÁ APLIKACE NAŘÍZENÍ O SPOLEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ METODĚ (CSM)
1. - účel? (cíle, politika - společné bezpečnostní cíle CST) - stanovení CSM, - CSM usnadní přístup na trh pro služby železniční dopravy, a) 352/2009 Účel 1. Toto nařízení stanoví společnou bezpečnostní Více Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)
Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 20/2015 Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) 1. Úvod a vymezení pojmů 1.1. Směrnice k sestavování Více PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Pravidla jsou nedílnou součástí Statutu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje (dále jen Pravidla, Fond, Statut). Článek Více aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR
aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické Více Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.
Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup Více Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)
Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční Více PŘÍLOHA D POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel postupu při oceňování nemovitostí V této příloze je definován postup při oceňování nemovitostí pro zjištění obvyklé ceny nemovitostí (dále jen Postup) pro účely realizace Více Přepočet finanční mezery. Kraj Vysočina. Přepočet finanční mezery. 2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch. projekt není finalizován
Název dokumentu: Název projektu: Žadatel: Operační program: Oblast podpory: Datum finalizace: Jazyk tiskové sestavy: Měna tiskové sestavy: Přepočet finanční mezery Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění Více MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování Více Perspektivy nádraží na české železnici. Tomáš Drmola, MBA
Perspektivy nádraží na české železnici Tomáš Drmola, MBA Konference Křižovatky architektury Praha hlavní nádraží, 3. červen 2015 Obsah 1. Proces transformace železničního sektoru ČR 2. Důvody a přínosy Více Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu. Podklady
Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu Podklady Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu Životní cyklus výstavbového projektu předinvestiční (přípravn pravná) ) fázef od první Více Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento
Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Co je to čistá současná hodnota? Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z určité činnosti a výdaji na tuto činnost. Více aktualizace dopravního plánu
železniční osobní Tomáš Pospíšil Ekonomicko-správní fakulta MU Brno Struktura příspěvku 1. Formy podnikání v osobní železniční 2. Klíčové finanční indikátory 3. Zhodnocení podnikání v závazkové (dotované) Více Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba
Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí Více Semestrální práce z předmětu MAB
Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních Více Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy
Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu Více Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC
Želaktuel 2013 Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D. Vedoucí oddělené koncepce infrastruktury Odbor strategie 16.5.2013, Praha Výchozí požadavky Požadavky dopravců (ČD Více Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji
Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 844/13 ze dne 17.06.2013 1 Pravidla poskytování Více PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě - posouzení investičního záměru - kontrola projektových podkladů
PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě Posouzení vhodnosti z hlediska existence břemen, stávajících sítí, ochranných pásem, možností napojení na infrastrukturu, místních Více Výstavbový projekt životní cyklus. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz
Výstavbový projekt životní cyklus Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt = komplexní, jedinečný, konečný proces přeměny myšlenky dané v investičním záměru Více Tab. č. 1 Druhy investic
Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Investiční činnost v podniku Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka Více Doklad nesmí být starší než 3 měsíce, počítáno od data podání na Fondu. Doklad musí odpovídat skutečnému stavu.
Připravovaná výzva z OPŽP PO 3, oblast podpory 3.2 - zateplení veřejných budov Manuál k původním žádostem veřejných budov z Programu Zelená úsporám podávaným do Operačního programu životní prostředí Doklady Více Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy
Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy Ministerstvo dopravy odbor drah, železniční a kombinované dopravy Potřeba nové právní úpravy drážní dopravy Stávající zákon o dráhách: koncepčně vychází Více PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH PRAVIDLA PRO VÝPOČET A AKTUALIZACI CENY DOPRAVNÍHO VÝKONU
PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH PRAVIDLA PRO VÝPOČET A AKTUALIZACI CENY DOPRAVNÍHO VÝKONU 1. POJMY Cena dopravního výkonu: Cena dopravního výkonu C DV příslušné období Více HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy
Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), Více Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015
Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice: Více ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce ev.č. 13170006 Úprava ulice Jelínkova, Třebíč SVAZEK 4 Více Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách
Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Ladislav Němec náměstek ministra Právní prostředí v oblasti železniční Více Alternativní odborná metoda dle části B bodu II. 2. Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury
Alternativní odborná metoda dle části B bodu II. 2. Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury Obecná metodika zjednodušené multikriteriální analýzy pro ekonomické Více PRAHA LETIŠTĚ KLADNO STUDIE PROVEDITELNOSTI 2013-4 AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015
PRAHA LETIŠTĚ KLADNO STUDIE PROVEDITELNOSTI 2013-4 AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015 Přehled územních stop Cíle projektu Obsluha Kladna a Středočeského kraje Spojení největšího města kraje s Prahou Více ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE
ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název projektu: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství Identifikace Žadatele: Mikroregion Polabí Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Více TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ
TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ OBCHOD A MARKETING Odbor řízení značky O29 SMS ticket O29 po dohodě s vedoucím práce, u diplomové práce cca 30 stran, u bakalářské práce cca 15 stran Koncepce zavedení Více Způsobilost výdajů. Mgr. Jan Vlášek, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad
Způsobilost výdajů Mgr. Jan Vlášek, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ROP NUTS II Jihozápad Jeden ze sedmi regionálních programů ČR Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFDR), Více MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY
Příloha č. 1 k výměru MF č. 01/2013 MAXIMÁLNÍ ENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ ESTY ELOSTÁTNÍH A REGIONÁLNÍH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY I. Maximální ceny za použití Více Plán udržitelné městské mobility pro Brno
Plán udržitelné městské mobility pro Brno Veřejná diskuse - 24. března 2015 Ing. Vladimír Bielko vedoucí Odbor dopravy Magistrátu města Brna Význam zpracování plánu udržitelné městské mobility Strategický Více Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka
Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Model verze 17.2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Více Stavební ekonomika. Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.
Stavební ekonomika Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta stavební Struktura nákladů životního cyklu odpovídá Více Praktická příručka Smluvní výkonové ukazatele v oboru VAK ČR. Školení pro žadatele - Plnění podmínek vodohospodářských projektů -Příloha č.
Praktická příručka Smluvní výkonové ukazatele v oboru VAK ČR Školení pro žadatele - Plnění podmínek vodohospodářských projektů -Příloha č. 7 OPŽP Zavedená odborná praxe znamená být v souladu se závaznými Více Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele
S O U B O R I N D I K Á T O R Ů D O P R AV N Í P O L I T I K Y Indikátory budou hodnoceny k rokům 2010 a 2013 v porovnání k roku 2005 (L = limity, T = trendy). Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi Více Investiční rozhodování statická metoda část 1
Investiční rozhodování statická metoda část 1 Investiční rozhodování je dlouhodobé a kapitálově náročné a proto každý podnik musí investice pečlivě plánovat a zvažovat, jakou cestou dospěje k nejlepšímu Více Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního
Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního plánování Ing. Miroslav Pavlas Univerzita Pardubice, Civitas Per Populi Pardubice, 2. června 2011 Cíle ekonomických ukazatelů TUR Podněcování či redukce Více Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních
Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací Revize Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, Kapitoly 1 Všeobecně Ing. Jaroslav Vodička 1 Historie řešení otázek kvality Více Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.
Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu Více PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ
PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ Pokud tato pravidla nebudou dodržena, nebudou výdaje spojené se zakázkou považovány za uznatelné, a příjemci podpory nebude na tyto výdaje přiznána podpora. I. Obecná pravidla Více HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU
HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci Více 480/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012. o energetickém auditu a energetickém posudku
480/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o energetickém auditu a energetickém posudku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění Více Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009
Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání Více Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020
Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle Více Manažerská ekonomika KM IT
KVANTITATIVNÍ METODY INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (zkouška č. 3) Cíl předmětu Získat základní znalosti v oblasti práce s ekonomickými ukazateli a daty, osvojit si znalosti finanční a pojistné matematiky, zvládnout Více Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ
Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku Více VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o energetickém auditu a energetickém posudku
Strana 6450 Sbírka zákonů č. 480 / 2012 480 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o energetickém auditu a energetickém posudku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., Více Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava DOKUMENTACE PRO DOPRACOVÁNÍ KONCEPTŮ A INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ
Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava DOKUMENTACE PRO DOPRACOVÁNÍ KONCEPTŮ A INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ Bc. Hana Mikulová vedoucí odboru řízení projektů OSNOVA PREZENTACE 1. Přehled Více Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv
Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah Více Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025
Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Jeseník, 17. října 2013 Obsah obecné priority modernizace železniční infrastruktury investiční akce do roku 2025 Více Program financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) v roce 2015
Program financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) v roce 2015 Cíl programu Cílem programu je poskytnutí finančních prostředků Více PFO. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024. aktualizace 2015 VODOVODY A KANALIZACE
VODOVODY A KANALIZACE PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024 PFO aktualizace 2015 Zpracovatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč Kubišova 1172, 674 Více PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ
AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost, Více DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI KVANTIFIKACE A PŘÍKLADY MOŽNÝCH OPATŘENÍ JiříJedlička, I. Dostál, L. Špička, K. Pospíšil, V. Adamec OBSAH Charakteristika dopravy a dopravní infrastruktury Více Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013
Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan Více Odůvodnění veřejné zakázky
Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a v souladu s Vyhláškou č. 231/2012 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 25.6.2012 Více Osnova učiva. Cíle učiva. Učivo o dlouhodobém majetku. Didaktické zpracování učiva pro střední školy
Učivo o dlouhodobém majetku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se podstaty dlouhodobého Více 2016 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář

References: zákona č. 100
 Čl. 1
 zákona č. 240
 zákona č.137
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 137