Source: http://docplayer.it/14758966-Regione-marche-provincia-di-ancona-comune-di-osimo.html
Timestamp: 2018-10-19 14:43:04+00:00

Document:
REGIONE MARCHE PROVINCIA DI ANCONA COMUNE DI OSIMO - PDF
Download "REGIONE MARCHE PROVINCIA DI ANCONA COMUNE DI OSIMO"
1 REGIONE MARCHE PROVINCIA DI ANCONA COMUNE DI OSIMO APPALTO INTEGRATO CON PERMUTA PER L ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA VESCOVARA AD OSIMO (AN). CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO (art. 45, commi 3 e seguenti, regolamento generale, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554) IMPORTO COMPLESSIVO: ,18 Importo soggetto a ribasso: ,18 e precisamente: IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA: ,96 SPESE TECNICHE (2% e I.V.A. 20% comprese): ,22 (comprensive della progettazione definitiva) INTERRAMENTO ELETTRODOTTO: ,00 Importo non soggetto a ribasso: ,00 e precisamente: ONERI ESPROPRIO (I.V.A. compresa): ,00 ONERI PIANI SICUREZZA: ,00 ART. 92 D.Lgs. 12/04/06, n. 163: ,00 COLLAUDI: ,00 Il responsabile del servizio Il progettista Il responsabile del procedimento 1
2 INDICE CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL APPALTO Art. 1 Oggetto dell appalto Art. 2 Ammontare dell appalto Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto Art. 4 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili Art.5 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE Art. 6 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti l appalto Art. 9 Fallimento dell appaltatore Art. 10 Rappresentante dell appaltatore e domicilio; direttore di cantiere Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione Art. 12 Convenzioni europee in materia di valuta e termini CAPO 3 - TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L ESECUZIONE Art. 13 Termini per la progettazione esecutiva Art. 14 Ritardo nella progettazione esecutiva Art. 15 Consegna e inizio dei lavori Art. 16 Termini per l'ultimazione dei lavori Art. 17 Sospensioni e proroghe Art. 18 Penali in caso di ritardo Art. 19 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 2
3 Art. 20 Inderogabilità dei termini di esecuzione Art. 21 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini Art Mancata approvazione della progettazione esecutiva CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA Art. 23 Anticipazione Art. 24 Pagamenti in acconto Art. 25 Pagamenti a saldo Art. 26 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto Art. 27 Ritardi nel pagamento della rata di saldo Art. 28 Revisione prezzi Art. 29 Cessione del contratto e cessione dei crediti CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI Art. 30 Lavori a misura Art. 31 Lavoro a corpo Art. 32 Lavori in economia Art. 33 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d opera CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria Art. 35 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva Art. 36 Riduzione delle garanzie Art. 37 Assicurazione a carico dell appaltatore Art. 38 Assicurazione del progetto esecutivo CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER LA PROGETTAZIONE E L ESECUZIONE 3
4 Art. 39 Variazione dei lavori Art. 40 Varianti per errori od omissioni progettuali Art. 41 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA Art. 42 Norme di sicurezza generali Art. 43 Sicurezza sul luogo di lavoro Art. 44 Piano di sicurezza sostitutivo Art. 45 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento Art. 46 Piano operativo di sicurezza Art. 47 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO Art. 48 Subappalto Art. 49 Responsabilità in materia di subappalto Art. 50 Pagamento dei subappaltatori CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO Art. 51 Accordo bonario Art. 52 Definizione delle controversie Art. 53 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera Art. 54 Rescissione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L ULTIMAZIONE Art. 55 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione Art. 56 Termini per il collaudo o per l accertamento della regolare esecuzione Art. 57 Presa in consegna dei lavori ultimati 4
5 CAPO 12 - NORME FINALI Art. 58 Oneri e obblighi a carico dell appaltatore Art. 59 Obblighi speciali a carico dell appaltatore Art. 60 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione Art. 61 Custodia del cantiere Art. 62 Cartello di cantiere Art. 63 Spese contrattuali, imposte, tasse TABELLE Tabella A Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili Tabella B Categorie omogenee dei lavori ai fini della contabilità e delle varianti Tabella C Cartello di cantiere Tabella D Elementi principali della composizione dei lavori Tabella E Riepilogo degli elementi principali del contratto ABBREVIAZIONI - Legge 2248/1865 (Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F) - Legge 55/1990 (Legge 19 marzo 1990, n. 55, e s.m.i.) - Legge 109/1994 (Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e s.m.i.) - D.Lgs. 494/1996 (D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, come modificato dal D.Lgs. 19 novembre 1999, n Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili) - Regolamento generale (D.P.R. 21 dicembre 1999, n Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici) - D.P.R. 34/2000 (D.P.R. 25 gennaio 2000, n Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici) - Capitolato generale d appalto (D.M. - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145) 5
6 PARTE PRIMA DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL APPALTO Art. 1 - Oggetto dell appalto L oggetto dell appalto consiste nella progettazione esecutiva, nella direzione e nell esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione: DEL NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA VESCOVARA AD OSIMO (AN) I stralcio funzionale. Sono compresi nell appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo con i relativi allegati e nelle migliorie apportate in sede di gara, dei quali l appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché dei particolari costruttivi e del progetto esecutivo comprensivo delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli e delle relazioni geologiche - geotecniche, che sarà redatto dall appaltatore e approvato dalla Stazione appaltante. La progettazione esecutiva, la direzione e l esecuzione dei lavori sono sempre e comunque effettuate secondo le regole dell arte e l appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell adempimento dei propri obblighi. Art. 2 - Ammontare dell appalto IMPORTO COMPLESSIVO: ,18 Importo soggetto a ribasso: ,18 e precisamente: IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA: ,96 SPESE TECNICHE (2% e I.V.A. 20% comprese): ,22 (comprensive della progettazione definitiva) INTERRAMENTO ELETTRODOTTO: ,00 Importo non soggetto a ribasso: ,00 e precisamente: ONERI ESPROPRIO (I.V.A. compresa): ,00 ONERI PIANI SICUREZZA: ,00 ART. 92 D.Lgs. 12/04/06, n. 163: ,00 COLLAUDI: ,00 L importo contrattuale dell appalto integrato con permuta è definito come segue: l importo di ,18, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell importo non soggetto a ribasso pari ad ,00. 6
7 Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto Il contratto è stipulato a corpo ai sensi dell art. 326, terzo comma, della Legge 2248/1865, allegato F, e degli artt. 45, comma 7, e 90, comma 5, del regolamento generale. Gli importi presunti delle diverse categorie di lavori, soggetti al ribasso d asta, potranno variare tanto in più quanto in meno per effetto delle variazioni nelle rispettive quantità (e ciò sia in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che l Amministrazione appaltante riterrà necessario ed opportuno apportare al progetto) con l osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall art. 10 del Regolamento recante il capitolato generale d appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell art. 3, comma 5, della legge 11/02/1994 n 109 e s. m. approvato con Decreto 09/04/2000 n 145. Il prezzo contrattualmente dei lavori convenuto è fisso e invariabile e comprende tutte le opere, i lavori, le forniture, la mano d'opera, i mezzi, le attrezzature ed ogni altro onere, anche se non specificamente previsti dal contratto e dal presente capitolato, necessari a dare compiute in tutte le loro parti sia qualitativamente che quantitativamente le opere appaltate con le alternative progettuali di cui all offerta tecnica. I prezzi unitari e globali in base ai quali saranno computati i lavori appaltati risultano dall'elenco prezzi allegato al contratto e comprendono: a) materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro. b) operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro. c) lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori compresi nell'opera. I prezzi stabiliti dal contratto, si intendono accettati dall'appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro e restano invariabili per tutta la durata dell'appalto, fermo restando che il ribasso d'asta non può essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera. Nel caso di opere pubbliche non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art del codice civile che resta, invece, in vigore soltanto per gli appalti privati. Si procederà all applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguire dei prezzi unitari dell elenco prezzi contrattuale di cui all art. 3, comma 2, depurati del ribasso contrattuale offerto dall appaltatore. La stazione appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di apportare, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici, le modifiche, le integrazioni o le variazioni dei lavori ritenute necessarie per la buona esecuzione dei lavori e senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni o richiedere indennizzi a qualsiasi titolo. Per le eventuali variazioni dei lavori che dovessero costituire aumento di spesa, nei termini fissati dal comma 3 dell'articolo 25 della legge 109/94 e successive modificazioni, il costo delle eventuali lavorazioni aggiuntive verrà definito sulla base dell'elenco prezzi individuato dal presente capitolato. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi e i loro prezzi unitari indicati negli atti progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione nella parte a corpo e nell'elenco dei prezzi unitari per le 7
8 parti a misura e in economia, relative agli oneri per l attuazione dei piani di sicurezza. Fatte salve le ipotesi di cui all art. 13, comma 4, i vincoli negoziali di cui al presente articolo, restano invariati anche dopo la presentazione e l approvazione del progetto esecutivo. Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili Ai sensi dell art. 3 del regolamento approvato con D.P.R. 34/2000 e in conformità all allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria come segue: Lavorazione Categoria D.P.R. 34/2000 Qualificazione Obbligatoria (si/no) Importo (euro) % Prevalente o Scorporabile indicazioni speciali ai fini della gara subappaltabile (si/no) Edifici civili Impianti termici e di condizionamento Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi OG1 Classifica VI SÌ ,96 84,94 P 30% OG11/OS28 NO ,85 7,82 S SÌ OG11/OS30 NO ,15 7,24 S SÌ Ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella tabella precedente quale parte integrante e sostanziale. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni di cui ai commi successivi. Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all art. 25, comma 3, della Legge 109/1994, all art. 45, commi 6, 7 e 8, e all art. 159 del regolamento generale, all art. 10, comma 6, del capitolato generale d appalto e all art. 35 del presente capitolato speciale, sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale. Fatte salve le sole ipotesi di cui all art. 13, comma 4, i gruppi di cui al comma 1 restano invariati, rispetto a come individuati e quantificati nel progetto definitivo, anche dopo la presentazione e l approvazione del progetto esecutivo. CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 8
9 In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 c.c. Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d appalto, ancorché non materialmente allegati: a) il capitolato generale d appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145; b) il presente capitolato speciale d appalto; c) tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo, ivi comprese le relazioni e la perizia geologica; d) l elenco dei prezzi unitari; e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all art. 12, del D.Lgs. 494/1996 e le proposte integrative al predetto piano di cui all art. 31, comma 1-bis, lettera a), Legge 109/1994; f) il piano operativo di sicurezza di cui all art. 31, comma 1-bis, lettera c), Legge 109/1994; g) il cronoprogramma di cui all art. 42 del regolamento generale. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: a) la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile; b) la Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni; c) l art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni; d) il regolamento generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: a) il computo metrico e il computo metrico estimativo; b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all art. 25 della Legge 109/1994; c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato. Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l appalto La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto definitivo per 9
10 quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. Ai sensi dell art. 71, comma 3, del regolamento generale, l appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l immediata redazione della progettazione esecutiva e la successiva immediata esecuzione dei lavori. Tutte le spese inerenti al quadro economico sopra evidenziato relativo al 1 stralcio [oneri esproprio, collaudi ed art. 92 D.Lgs. n 163/06], dovranno essere pagate dalla ditta aggiudicataria al momento della stipula del contratto di compravendita. Il corrispettivo è determinato a corpo e consiste nella cessione delle proprietà di cui all elaborato: Stima del valore degli immobili alienabili Istituto Bruno da Osimo e Scuola Campocavallo per un valore stimato in ,61. L opera è finanziata mediante permuta degli immobili sopra elencati, senza diritti del soggetto attuatore a pretendere corrispettivi superiori all importo di aggiudicazione dei beni in permuta, precisando che gli immobili stessi, oggetto della permuta non rientrano nel campo di applicazione dell I.V.A. ex D.P.R. n 633/72 e s.m.i.. Trattandosi di permuta di cui all art C.C. e successivi, l opera avrà esclusivamente una movimentazione contabile di natura patrimoniale con esclusivo diritto dell Amministrazione comunale a ricevere eventuale conguaglio positivo sul bene dato in permuta. Il Comune di Osimo acquisirà l opera a seguito della sua realizzazione contestualmente all approvazione del relativo certificato di collaudo. Art. 9 - Fallimento dell appaltatore In caso di fallimento dell appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli artt. 340 e 341 della Legge 2248/1865. Qualora l esecutore sia un associazione temporanea, in caso di fallimento dell impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 1 e 2 dell art. 94 del regolamento generale. Art Rappresentante dell appaltatore e domicilio; direttore di cantiere L appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all art. 2 del capitolato generale d appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. L appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all art. 3 del capitolato generale d appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. Qualora l appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all art. 4 del capitolato generale d appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico 10
11 avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell impiego dei materiali. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. Art Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici dei progetti definitivo ed esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. Per quanto riguarda l accettazione, la qualità e l impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l eventuale sostituzione di quest ultimo, si applicano rispettivamente gli artt. 15, 16 e 17 del capitolato generale d appalto. Art. 12 Convenzioni europee in materia di valuta e termini Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro. Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa. Tutti i termini di cui al presente capitolato d oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n CAPO 3 - TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L ESECUZIONE Art Termini per la progettazione esecutiva Dopo la stipulazione del contratto il responsabile del procedimento ordina all appaltatore, con apposito ordine di servizio, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva. In applicazione analogica dell art. 338 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato «F» e dell art. 129, commi 1 e 4, del regolamento generale. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, se non limitato alle proposte migliorative 11
12 presenti nell offerta di gara; l eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all art. 25, comma 1, lettere a), b), c) della Legge 109/1994, ovvero nel caso di errori od omissioni riscontrati nel progetto definitivo, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dal capitolato generale e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell art. 136 del D.P.R. 54/1999. La Stazione appaltante procede all accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 30 (trenta) giorni dall accertamento della necessità di introdurre nel progetto esecutivo la variazione al progetto definitivo. L assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui al comma 5 previsto per la presentazione del progetto. Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da introdurre al progetto ma non può comunque essere superiore ad un quarto del temine previsto inizialmente. La progettazione esecutiva, completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere consegnata alla Stazione appaltante entro 60 giorni dal ricevimento dell ordine di servizio di cui al comma 1. Il progetto esecutivo è approvato dalla Stazione appaltante, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua presentazione da parte dell appaltatore; l avvenuta approvazione è comunicata tempestivamente all appaltatore a cura del responsabile del procedimento. Qualora il responsabile del procedimento richieda ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio oltre a quelli già effettuati in sede di elaborazione del progetto definitivo, ciò non comporta compenso aggiuntivo alcuno a favore dell appaltatore. Tuttavia con il relativo ordine di servizio può essere concessa motivatamente una proroga del termine di cui al comma 5, strettamente necessaria all esecuzione dei nuovi adempimenti. Art Ritardo nella progettazione esecutiva Fermo restando quanto previsto dall art. 21, comma 1, nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna del progetto esecutivo previsto dall art. 13, comma 4, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,3 per mille (euro zero e centesimi trenta ogni mille) dell importo contrattuale. Art Consegna e inizio dei lavori L esecuzione dei lavori ha inizio dopo la comunicazione dell approvazione del progetto esecutivo di cui all art. 13, comma 6, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta comunicazione che deve altresì contenere la convocazione dell appaltatore. E facoltà della Stazione appaltante procedere in via d urgenza alla consegna dei lavori, mediante l assegnazione di un termine abbreviato, in applicazione analogica dell art. 338 della Legge 2248/1865, allegato «F» e dell art. 129, commi 1 e 4, del regolamento generale; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. Se nel giorno fissato e comunicato l appaltatore non si presenta a ricevere la 12
13 consegna dei lavori, il RUP fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l affidamento del completamento dei lavori, l aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l inadempimento è considerato grave negligenza accertata. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato ovvero in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l urgenza sia limitata all esecuzione di alcune di esse. Art Termini per l'ultimazione dei lavori Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell appalto è fissato in mesi 24 (ventiquattro) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali. L appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l approntamento delle opere necessarie all inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere. Art Sospensioni e proroghe Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d arte, la direzione dei lavori d ufficio o su segnalazione dell appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d opera nei casi previsti dall art. 25, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c), della legge. Si applicano l art. 133 del regolamento generale e gli artt. 24, 25 e 26 del capitolato generale d appalto. L appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. A giustificazione del ritardo nell ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze 13
14 fissate dal programma temporale l appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall appaltatore e recanti l indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. Art Penali in caso di ritardo Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell importo contrattuale. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all art. 15, comma 3; b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori; La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l appaltatore, in seguito all andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all art. 19. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l art. 21, in materia di risoluzione del contratto. L applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 14
15 Art. 19 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 5 del D.Lgs. 494/1996. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. In caso onsegna di c parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l art. 133 del regolamento generale. Art. 20 Inderogabilità dei termini di progettazione ed esecuzione 1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell attività di progettazione esecutiva: a) la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel presente capitolato speciale o che l'appaltatore o i progettisti dell appaltatore 15
16 ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente dal responsabile del procedimento per i quali è concessa la proroga ai sensi dell art. 13, comma 8; b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; c) le eventuali controversie tra l appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono il progetto esecutivo. 2. Non costituiscono motivo di proroga dell inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b) l adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d appalto; f) le eventuali controversie tra l appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l appaltatore e il proprio personale dipendente. Non costituiscono altresì motivo di proroga dell inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la ritardata consegna del progetto esecutivo alla Stazione appaltante, né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva. Art Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini L eventuale ritardo dell appaltatore rispetto ai termini per la presentazione del progetto esecutivo ai sensi dell art. 13, comma 5, superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell art. 340 della Legge 2248/1865, e dall art. 119 del regolamento generale, per grave inadempimento dell appaltatore, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento. L eventuale ritardo dell appaltatore rispetto ai termini per l ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 90 (novanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell art. 340 della Legge 2248/1865, e dall art. 119 del regolamento generale. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 2 trova applicazione dopo la formale 16
17 messa in mora dell appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all art. 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 3. Sono dovuti dall appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto. Art Mancata approvazione della progettazione esecutiva Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell appaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell appaltatore medesimo. In tal caso nulla è dovuto all appaltatore per le spese di progettazione esecutiva sostenute. Non è meritevole di approvazione il progetto esecutivo: a) che si discosti dalla progettazione definitiva in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell intervento, il suo costo o altri elementi significativi dello stesso progetto definitivo; b) che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali; c) che sia redatto in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuoli, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche; d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione; e) nel quale si riscontrino errori od omissioni progettuali; f) che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, per cause non imputabili all appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall art. 122 del regolamento generale, all appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi: a) le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell art. 112 del regolamento; b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate nei documenti di gara; c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dall art. 9, comma 1, del capitolato generale. CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA Art Anticipazione Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione. L appaltatore all atto della sottoscrizione del contratto dovrà versare alla tesoreria del Comune di Osimo la somma totale pari ad ,00 (euro seicentocinquantacinquemila/00) Art Pagamenti in acconto 17
18 L appalto non prevede pagamenti in acconto. Gli stati d avanzamento lavori saranno limitati alla definizione dell ottemperanza esecutiva delle opere e verranno retribuiti a saldo con la cessione delle proprietà oggetto della presente gara. La Stazione appaltante al raggiungimento esecutivo e funzionale di parte delle opere previste in progetto concede all appaltatore una parte degli immobili di proprietà in quantità proporzionale alle attività scolastiche che per funzionalità didattica potranno essere trasferite nel nuovo polo scolastico. art. 25 conto finale Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertata la rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare e all appaltatore sarà riconosciuto il diritto di utilizzare in tutte le sue parti e definitivamente le proprietà oggetto di permuta nel presente appalto, previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 28, comma 9, della Legge 109/1994, non costituisce presunzione di accettazione dell opera, ai sensi dell art. 1666, secondo comma, C.C.. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. Salvo quanto disposto dall art c.c., l appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. Art. 26 Ritardi nel riconoscimento all appaltatore del diritto di utilizzare le proprietà comunali concesse in permuta Non sono dovuti interessi Art. 27 Ritardi nell assegnazione finale all appaltatore delle proprietà comunali concesse in permuta Per la stipula dell atto di cessione in proprietà all appaltatore in ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 25, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sull importo posto a base del valore degli immobili di proprietà comunale decorrono gli interessi legali. Qualora tale ritardo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme è dovuta una penale pari al 5% sull importo aggiudicato del valore degli immobili di proprietà comunale. 18
19 Art Revisione prezzi Ai sensi dell art. 26, commi 2 e 3 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l art. 1664, primo comma, c.c. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell anno precedente sia superiore al 2 per cento, all importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l ultimazione dei lavori stessi. Art Cessione del contratto e cessione dei crediti E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell art. 26, comma 5, della Legge 109/1994 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell apposito Albo presso la Banca d Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento. CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI Art Lavori 1 I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono: a) il giornale dei lavori; b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste; c) le liste settimanali; d) il registro di contabilità; e) il sommario del registro di contabilità; f) gli stati di avanzamento dei lavori; g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto; h) il conto finale e la relativa relazione. I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati di avanzamento dei lavori e il conto finale dovranno essere firmati dal direttore dei lavori. I libretti delle misure, le liste settimanali, il registro di contabilità e il conto finale sono firmati dall'appaltatore o da un suo rappresentante formalmente delegato. I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal responsabile del procedimento. La tenuta di tali documenti dovrà avvenire secondo le disposizioni vigenti all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto. Qualora in corso d opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli artt. 39 o 40, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all art. 45, comma 9, del regolamento generale, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di 19
20 carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto. Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell art. 41, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione a corpo o a misura. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori. Nel corrispettivo per l esecuzione degli eventuali lavori s intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall elenco dei prezzi unitari di cui all art. 3, comma 3, del presente capitolato speciale. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità. Art Lavori a corpo La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. Nel corrispettivo per l esecuzione dei lavori a corpo s intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata al presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. L elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d asta in base al quale effettuare l aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella «B», integrante il capitolato speciale, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. 20

References: ART. 92
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art.5
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 8
 Art. 9
 Art. 10
 Art. 11
 Art. 12
 Art. 13
 Art. 14
 Art. 15
 Art. 16
 Art. 17
 Art. 18
 Art. 19
 Art. 20
 Art. 21
 Art. 23
 Art. 24
 Art. 25
 Art. 26
 Art. 27
 Art. 28
 Art. 29
 Art. 30
 Art. 31
 Art. 32
 Art. 33
 Art. 34
 Art. 35
 Art. 36
 Art. 37
 Art. 38
 Art. 39
 Art. 40
 Art. 41
 Art. 42
 Art. 43
 Art. 44
 Art. 45
 Art. 46
 Art. 47
 Art. 48
 Art. 49
 Art. 50
 Art. 51
 Art. 52
 Art. 53
 Art. 54
 Art. 55
 Art. 56
 Art. 57
 Art. 58
 Art. 59
 Art. 60
 Art. 61
 Art. 62
 Art. 63
 Art. 1
 Art. 2
 ART. 92
 Art. 3
 art. 326
 art. 10
 art. 3
 art. 3
 art. 13
 Art. 4
 art. 3
 Art. 5
 art. 25
 art. 45
 art. 159
 art. 10
 art. 35
 art. 13
 Art. 6
 Art. 7
 art. 12
 art. 31
 art. 31
 art. 42
 art. 18
 art. 25
 Art. 8
 art. 71
 art. 92
 Art. 9
 art. 94
 art. 2
 art. 3
 art. 4
 Art. 12
 art. 338
 art. 129
 art. 25
 art. 136
 art. 21
 art. 13
 art. 13
 art. 338
 art. 129
 art. 25
 art. 133
 art. 15
 art. 19
 art. 21
 Art. 19
 art. 133
 Art. 20
 art. 13
 art. 13
 art. 340
 art. 119
 art. 340
 art. 119
 art. 18
 art. 122
 art. 112
 art. 9
 art. 25
 art. 1666
 Art. 26
 Art. 27
 art. 26
 art. 1664
 art. 26
 art. 45
 art. 41
 art. 3