Source: http://docplayer.cz/15753242-Prirucka-k-predkladani-prubeznych-zprav-zprav-o-cerpani-rozpoctu-a-zaverecnych-zprav-projektu-podporenych-z-programu-beta.html
Timestamp: 2018-12-17 15:42:59+00:00

Document:
PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA - PDF
Download "PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA"
1 č. j.: TACR/14666/2014 PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA Schválil/a: Lenka Pilátová, vedoucí oddělení realizace projektů Dne: Verze: 3 Změny textu oproti verzi 2: označeny modře Stránka 1 z 11
2 Obsah 1. Průběžná zpráva v programu BETA... 3 a) Věcná část... 4 b) Finanční část... 8 c) Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích Zpráva o čerpání finančních prostředků v programu BETA Závěrečná zpráva v programu BETA a) Věcná část b) Finanční část c) Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích Stránka 2 z 11
3 1. Průběžná zpráva v programu BETA Četnost a lhůta pro předkládání průběžných zpráv o řešení projektu v programu BETA se řídí ustanoveními uvedenými v čl. 10 Zprávy nebo čl. 11 Předkládání zpráv Všeobecných podmínek, které tvoří nedílnou součást Smlouvy o poskytnutí (účelové) podpory/rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory (dále jen smlouvy/rozhodnutí). Způsob předkládání a zpracování průběžných zpráv v programu BETA se neřídí směrnicí Technologické agentury ČR SME-12 pro předkládání a zpracování zpráv. Za předložení průběžné zprávy je zodpovědný vždy příjemce podpory. Předkládaná průběžná zpráva o řešení projektu se skládá z věcné a finanční části a z přílohy obsahující odbornou zprávu. Průběžnou zprávu, resp. její části, není možné předložit/odeslat poskytovateli samostatně, ale pouze pokud jsou kompletně vyplněny obě její části a nahrány/doloženy veškeré požadované přílohy. Průběžná zpráva je předkládána v elektronické i listinné verzi, obě tyto verze musí být identické. Po kompletaci údajů bude vytištěná a nerozebíratelným způsobem svázaná zpráva do jednoho celku společně s originály příloh opatřena podpisem/y osoby/osob oprávněné/ými jednat jménem/za organizaci (dle údajů z výpisu z Obchodního/Živnostenského rejstříku, zakládací/zřizovací listiny). Jedno originální vyhotovení průběžné zprávy spolu s její elektronickou verzí (např. CD, datovými schránkami) bude doručeno na adresu Technologické agentury ČR, Evropská 1692/37, Praha 6. Výsledky projektu dle RIV, kterých mělo být ve sledovaném období dosaženo, budou předány Technologické agentuře ČR jako příloha průběžné zprávy (např. osvědčení o certifikaci metodiky a znění metodiky). Předání výsledku druhu V -výzkumná zpráva bude uskutečněno v součinnosti s rezortem, jehož výzkumná potřeba byla projektem řešena a který bude informace uvedené ve výsledku využívat. Upozornění: Upozorňujeme, že je důležité dodržet stanovené termíny předkládání průběžných zpráv. Dále upozorňujeme na ustanovení uvedené ve Všeobecných podmínkách čl. 11 Předkládání zpráv, odst. 3, které v některých případech zjednodušuje předkládání zpráv pouze na finanční část. V případě, že tento odstavec je uveden ve všeobecných podmínkách Vaší smlouvy a je platný pro Váš projekt, neplatí výše uvedená skutečnost o tom, z jakých částí se zpráva skládá. Stránka 3 z 11
4 a) Věcná část Věcnou část průběžné zprávy vyplňte do formuláře, který tvoří přílohu č.1 této příručky. Nápověda k jednotlivým položkám: 1. Informace o průběžné zprávě a 2. Obecná část Položky vyplňte dle údajů uvedených ve smlouvě/rozhodnutí. 3. Řešení projektu ve sledovaném období Příjemce vyplní následující odpovědi týkající se závazků příjemce ve smlouvě. Uvádí se odpovědi za projekt jako celek tzn., pokud dotazovaná skutečnost nastala u příjemce nebo alespoň u jednoho účastníka, je třeba volit příslušnou odpověď (např. u projektu, kde jsou kromě příjemce dva další účastníci a alespoň jeden z těchto tří účastníků projektu nemá vnitřní pravidla pro vykazování skutečných nepřímých nákladů týkajících se projektu TA ČR, je třeba vyplnit možnost ne ) Zajišťuje příjemce dodržování pravidel, v souladu s podmínkami, účelem a způsobem stanovenými smlouvou o poskytnutí účelové podpory a pravidly veřejné podpory, také u dalších účastníků? Vyberte jednu z možných odpovědí. V případě, že vyberete možnost ne, vysvětlete situaci v textovém poli Klikněte sem a zadejte text. Zjistil příjemce, že při řešení projektu nastaly skutečnosti, které zakládají důvody: - pro neproplacení podpory tzn. vrácení poskytnuté podpory nebo neposkytnutí podpory v následujícím roce u víceletých projektů (např. porušení pravidel veřejné podpory, použití podpory v rozporu s podmínkami, účelem nebo způsobem stanoveným smlouvou), - pro ukončení smlouvy (likvidace, nucená správa, insolvenční řízení, zamítnutí insolvenčního návrhu, nařízení výkonu rozhodnutí prodejem podniku, vydání inkasního příkazu EK, podnik v potížích dle definice nařízení Komise (ES) č. 800/2008, příjemce byl odsouzen pro trestní čin, jenž souvisí s předmětem podnikání nebo trestní čin hospodářský či trestný čin proti majetku). 3.3 Vyberte jednu z možných odpovědí. V případě, že vyberete možnost ano, vysvětlete situaci v textovém poli Klikněte sem a zadejte text. Byly v průběhu sledovaného období zjištěny kontrolními orgány nebo vnitřním kontrolním systémem finanční nesrovnalosti nebo podvod? Stránka 4 z 11
5 Vyberte jednu z možných odpovědí. V případě, že vyberete možnost ano, vysvětlete situaci v textovém poli Klikněte sem a zadejte text. Finanční nesrovnalostí se má na mysli neoprávněné použití peněžních prostředků státního rozpočtu a jiných peněžních prostředků státu nebo neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu. Byla dalšímu účastníku převedena smlouvou stanovená část podpory nejpozději v termínu stanoveném ve Smlouvě o spolupráci nebo alespoň bez zbytečného odkladu (není-li smlouvou termín stanoven)? 3.4 /není relevantní Vyberte jednu z možných odpovědí. V případě, že vyberete možnost ne, vysvětlete situaci v textovém poli Klikněte sem a zadejte text. Možnost odpovědi není relevantní zvolí příjemce v případech, kdy byla podpora dalšímu účastníku/ům poskytnuta formou rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo v případě, že další účastníci nejsou v projektu zahrnuti. 4. Poskytování informací (publicita) Uvádí příjemce při předávání nebo zveřejňování informací týkajících se projektu a výsledků projektu (např. konference, webové stránky příjemce apod.) informaci o podpoře TA ČR v souladu s Pravidly pro publicitu v projektech TA ČR? 4.1 Vyberte jednu z možných odpovědí. V případě, že vyberete možnost ne tedy v případě, že, publicita projektu není v souladu se závaznými pravidly vydanými TA ČR, vysvětlete situaci v textovém poli Klikněte sem a zadejte text. Odpověď ne uveďte, pokud tomu tak alespoň v jednom případě není. 5. Finanční řízení Vede příjemce / další účastník o nákladech / výdajích souvisejících s řešením projektu oddělenou účetní evidenci v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro každý jednotlivý projekt? Vyberte jednu z možných odpovědí. V případě, že vyberete možnost ne, vysvětlete situaci v textovém poli Klikněte sem a zadejte text. Příjemce a každý další účastník jsou povinni vést oddělenou účetní evidenci v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Odpověď ne uveďte, pokud tomu tak alespoň v jednom případě není. Má příjemce / další účastník k dispozici doklady, podle kterých je možné zjistit dobu a činnosti odpracované na příslušném projektu (výkaz práce nebo stanovením části pracovního úvazku včetně evidence docházky)? Vyberte jednu z možných odpovědí. V případě, že vyberete možnost ne, vysvětlete Stránka 5 z 11
6 situaci v textovém poli Klikněte sem a zadejte text. Odpověď ne uveďte, pokud tomu tak alespoň v jednom případě není. Byl ve sledovaném období v rámci projektu pořizován hmotný nebo nehmotný majetek? Vyberte jednu z možných odpovědí. V případě, že vyberete možnost ano, popište do pole Klikněte sem a zadejte text, jaký investiční majetek byl u příjemce / dalšího účastníka pořízen. Zakázka na služby, pořízení hmotného či nehmotného majetku byla v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách zadána formou: není relevantní/přímé objednávky (do částky např. dle vnitřní směrnice)/ zakázkou malého rozsahu/podlimitní zakázkou/nadlimitní zakázkou/ pořízení bylo podrobně specifikováno v návrhu projektu (včetně ceny a dodavatele) Možnost není relevantní se uvádí v případech, kdy nebyla u projektu (jak u příjemce tak žádného dalšího účastníka) zadána zakázka na nákup zboží či služeb. Možnosti přímé objednávky, zakázkou malého rozsahu, podlimitní zakázkou, nadlimitní zakázkou se uvádí v případech, kdy v rámci projektu bylo pořízení zboží a služeb zadáno příjemcem / některým dalším účastníkem touto formou. Není rozhodný počet takových zakázek pouze forma.možnost pořízení bylo podrobně specifikováno v návrhu projektu (včetně ceny a dodavatele) se uvede, pokud byla zakázka/y specifikována v návrhu projektu a není zadávána podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Dodavatelem zakázky na pořízení hmotného či nehmotného majetku nebo služby nebyla osoba spojená ve smyslu 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů nebo člen řešitelského týmu a ani jiný zaměstnanec příjemce nebo dalšího účastníka. Odpověď: není relevantní/dodavatelem nebyla osoba spojená nebo člen řešitelského týmu ani jiný zaměstnanec příjemce nebo dalšího účastníka/ dodavatelem byla osoba spojená nebo člen řešitelského týmu či jiný zaměstnanec příjemce nebo dalšího účastníka Vyberte jednu z možných odpovědí. V případě, že vyberete možnost dodavatelem byla osoba spojená nebo člen řešitelského týmu či jiný zaměstnanec příjemce nebo dalšího účastníka, vysvětlete situaci v textovém poli Klikněte sem a zadejte text. Vyberte možnost není relevantní v případě, že v rámci projektu nebyl ve sledovaném období pořizován dlouhodobý hmotný či nehmotný majetek, ani služby. Byla u příjemce / dalšího účastníka schválena vnitřní pravidla pro vykazování skutečných nepřímých nákladů týkající se projektu TA ČR? 5.6 Odpověď: není relevantní/ano/ne Vyberte jednu z možných odpovědí. V případě, že vyberete možnost ne, vysvětlete situaci v textovém poli Klikněte sem a zadejte text. Možnost ne uvádějte, pokud tomu tak alespoň v jednom případě není. Odpověď není relevantní je zvolena v případě, že nejsou vykazovány nepřímé náklady. 6. Řešení projektu ve sledovaném období 6.1 Popište změny členů výzkumného týmu jmenovitě uvedených v projektu uskutečněné Stránka 6 z 11
7 v rámci projektu ve sledovaném období. 6.2 Žádné další změny, které nastaly v průběhu řešení v daném roce (schválené/neschválené) zde neuvádějte. Popište změny úvazků ve výzkumném týmu uskutečněné v rámci projektu ve sledovaném období. Žádné další změny, které nastaly v průběhu řešení v daném roce (schválené/neschválené) zde neuvádějte. 7. Nápravná opatření Pokud byla na základě zjištění kontrol TA ČR uložena příjemci/dalšímu účastníku nápravná opatření, popište jejich plnění v tomto formátu: zjištění / nápravné opatření / termín splnění. Pokud je již po splatnosti splnění, uveďte bližší informace splnění nápravného opatření. Pokud byla na základě zjištění kontrol externích kontrolních orgánů uložena příjemci/dalšímu účastníku nápravná opatření, která souvisejí s projektem TA ČR, popište jejich plnění v tomto formátu: zjištění / nápravné opatření / termín splnění. Pokud je již po splatnosti splnění, uveďte bližší informace splnění nápravného opatření. 8. Výsledky V této části uvádějte výsledky, kterých mělo být ve sledovaném období dosaženo. Počet a druh daného výsledku vybírejte z pole předepsaného jako 0. V případě, že ve sledovaném období nemá být dosaženo žádného výsledku, uveďte tuto informaci do posledního pole Popis. V případě potřeby zkopírujte tabulku pod sebe vícekrát. 9. Cíle V této části uvádějte dílčí cíle, které byly na dané období naplánované. Jedná se o jednotlivé činnosti uvedené v harmonogramu projektu. V případě potřeby zkopírujte tabulku pod sebe vícekrát. Podpisy Vyplňte jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za organizaci a odpovědné za vyúčtování. V případě potřeby zkopírujte tabulku pod sebe vícekrát. Stránka 7 z 11
8 b) Finanční část Finanční část zahrnuje přehled o uznaných nákladech projektu za uplynulé období, vyúčtování skutečně vzniklých nákladů za uplynulé období a upřesnění výše uznaných nákladů na další období. Finanční část příjemce předloží ve struktuře dle připravené tabulky (viz příloha č. 2), která bude obsahovat přehled o finančních údajích za jednotlivé účastníky (příjemce i další účastníky), kteří se podílí na realizaci projektu a také souhrnné údaje celkem za projekt. Příloha č. 2 je připravena ve dvou variantách podle nákladových kategorií uvedených v dané smlouvě. Nápověda k vyplnění: Tabulky jsou rozděleny pro uplynulé (vykazované) a následující období za jednotlivé účastníky a celkem za projekt. Žlutě označená pole jsou povinným údajem, vepište do nich text nebo vybírejte z nabídky. Čísla v tabulkách celkem za projekt jsou počítána automaticky, nevyplňujte je. V tabulkách za jednotlivé účastníky (subjekty) vyplňte původní návrh rozpočtu dle smlouvy/rozhodnutí/posledního dodatku a skutečné čerpání v uplynulém období spolu se zdůvodněním. V následujícím období vyplňte návrh rozpočtu a jeho zdůvodnění. V číselných polích budou uvedeny 0, v textových x v případě, že se nejedná o položku uvedenou v daném rozpočtu. Nevyplňujte pole v tabulce 2. SUBJEKT v případě, že je účastníkem projektu pouze jeden subjekt. V elektronické verzi bude finanční zpráva předložena ve formátu MS Excel. c) Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích je povinnou přílohou průběžné zprávy, předložena bude na předepsaném formuláři, který je přílohou č. 3 této příručky. Stránka 8 z 11
9 2. Zpráva o čerpání finančních prostředků v programu BETA Příjemce, který má ve Všeobecných podmínkách v článku 10 Zprávy uveden také bod 1) d) Zpráva o čerpání finančních prostředků je povinen předložit poskytovateli v termínu do 15. ledna následujícího roku v tištěné a elektronické podobě ke schválení také zprávu o čerpání finančních prostředků zahrnující roční vyúčtování uznaných nákladů (tj. od ledna do prosince daného roku) a podpory projektu. Zpráva bude předložena na předepsaném formuláři (příloha č. 4) a bude obsahovat podpis příjemce fyzické osoby nebo podpis osoby s oprávněním jednat jménem/za příjemce. Nápověda k vyplnění (shodné s finanční částí průběžné zprávy): Tabulky jsou rozděleny pro uplynulé (vykazované) a následující období za jednotlivé účastníky a celkem za projekt. Žlutě označená pole jsou povinným údajem, vepište do nich text nebo vybírejte z nabídky. Čísla v tabulkách celkem za projekt jsou počítána automaticky, nevyplňujte je. V tabulkách za jednotlivé účastníky (subjekty) vyplňte původní návrh rozpočtu dle smlouvy/rozhodnutí/posledního dodatku a skutečné čerpání v uplynulém období spolu se zdůvodněním. V následujícím období vyplňte návrh rozpočtu a jeho zdůvodnění. V číselných polích budou uvedeny 0, v textových x v případě, že se nejedná o položku uvedenou v daném rozpočtu. Nevyplňujte pole v tabulce 2. SUBJEKT v případě, že je účastníkem projektu pouze jeden subjekt. Stránka 9 z 11
10 3. Závěrečná zpráva v programu BETA Lhůta pro předkládání závěrečných zpráv o řešení projektu v programu BETA se řídí ustanoveními uvedenými v čl. 10 Zprávy nebo čl. 11 Předkládání zpráv Všeobecných podmínek, které tvoří nedílnou součást Smlouvy o poskytnutí (účelové) podpory/rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory (dále jen smlouvy/rozhodnutí). Způsob předkládání a zpracování závěrečných zpráv v programu BETA se neřídí směrnicí Technologické agentury ČR SME-12 pro předkládání a zpracování zpráv. Za předložení závěrečné zprávy je zodpovědný vždy příjemce podpory. Předkládaná závěrečná zpráva o řešení projektu se skládá z věcné a finanční části a z přílohy obsahující odbornou zprávu. Závěrečnou zprávu, resp. její části, není možné předložit/odeslat poskytovateli samostatně, ale pouze pokud jsou kompletně vyplněny obě její části a nahrány/doloženy veškeré požadované přílohy. Závěrečná zpráva je předkládána v elektronické i listinné verzi, obě tyto verze musí být identické. Po kompletaci údajů bude vytištěná a nerozebíratelným způsobem svázaná zpráva do jednoho celku společně s originály příloh opatřena podpisem/y osoby/osob oprávněné/ými jednat jménem/za organizaci (dle údajů z výpisu z Obchodního/Živnostenského rejstříku, zakládací/zřizovací listiny). Jedno originální vyhotovení závěrečné zprávy spolu s její elektronickou verzí (např. CD) bude doručeno na adresu Technologické agentury ČR, Evropská 1692/37, Praha. Výsledky projektu dle RIV, kterých mělo být dosaženo, budou předány Technologické agentuře ČR jako příloha závěrečné zprávy (např. osvědčení o certifikaci metodiky a znění metodiky). Předání výsledku druhu V -výzkumná zpráva bude uskutečněno v součinnosti s rezortem, jehož výzkumná potřeba byla projektem řešena a který bude informace uvedené ve výsledku využívat. Data o výsledcích do IS VaVaI části RIV zašlete spolu se závěrečnou zprávou dle zákona č. 130/2002 Sb. Upozornění: Upozorňujeme, že je důležité dodržet stanovené termíny předkládání závěrečných zpráv. Dále upozorňujeme na ustanovení uvedené ve Všeobecných podmínkách čl. 11 Předkládání zpráv, odst. 3, které v některých případech zjednodušuje předkládání zpráv pouze na finanční část. V případě, že tento odstavec je uveden ve všeobecných podmínkách Vaší smlouvy Stránka 10 z 11
11 a je platný pro Váš projekt, neplatí výše uvedená skutečnost o tom, z jakých částí se zpráva skládá. Závěrečná zpráva nahrazuje průběžnou zprávu za poslední rok či poslední etapu řešení projektu. a) Věcná část Věcnou část závěrečné zprávy vyplňte do formuláře, který tvoří přílohu č. 5 této příručky. Nápověda k jednotlivým položkám: Nápověda k vyplnění věcné části závěrečné zprávy je shodná s nápovědou pro průběžné zprávy (viz strana 4). b) Finanční část Finanční část zahrnuje přehled o uznaných nákladech projektu za uplynulé období, vyúčtování skutečně vzniklých nákladů za uplynulé období a finanční vypořádání za celé období řešení projektu. Finanční část příjemce předloží ve struktuře dle připravené tabulky (viz příloha č. 6). Příloha č. 6 je připravena ve dvou variantách podle nákladových kategorií uvedených v dané smlouvě. Nápověda k vyplnění: Nápověda k vyplnění finanční části závěrečné zprávy je shodná s nápovědou pro průběžné zprávy (viz strana 8). c) Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích je povinnou přílohou závěrečné zprávy, předložena bude na předepsaném formuláři, který je přílohou č. 7 této příručky. Přílohy příručky: Příloha č. 1 věcná část průběžné zprávy Příloha č. 2 finanční část průběžné zprávy varianta 1 Příloha č. 2 finanční část průběžné zprávy varianta 2 Příloha č. 3 odborná zpráva k průběžné zprávě Příloha č. 4 zpráva o čerpání finančních prostředků Příloha č. 5 věcná část závěrečné zprávy Příloha č. 6 finanční část závěrečné zprávy varianta 1 Příloha č. 6 finanční část závěrečné zprávy varianta 2 Příloha č. 7 odborná zpráva k závěrečné zprávě Stránka 11 z 11

References: čl. 10
 čl. 11
 čl. 11
 zákona č. 137
 zákona č. 586
 čl. 10
 čl. 11
 zákona č. 130
 čl. 11