Source: https://ru.scribd.com/document/375774571/Planilla-Revision-Rio-Negro-ITOS-03-04-2018-R2
Timestamp: 2020-04-09 17:59:03+00:00

Document:
Planilla Revisión Rio Negro ITOS 03-04-2018 R2 | Arquitecto | Ingeniero civil
PLANILLA REVISION ANTECEDENTES
сохранитьСохранить «Planilla Revisión Rio Negro ITOS 03-04-2018 R2» для последующего чтения
Profesional : Roberto Anibal Jequier Acuña
PROFESIONAL DOCUMENTACION A PRESENTAR POR OFERENTE RESULTADO OBSERVACIONES CONDICION Y/O
Experiencia en Diseño, ejecución o supervisión de Ingeniero en Prevención de Riesgos, Calidad y - Cumple
obra o faena relacionados con edificación Ambiente
2 años de posesión del título Presentado Según certificado de título el profesional cumple 2 años de posesión de este el 1 de abril de 2018. Falta VºBº ITO 10 Pendiente
días posterior a la fecha de entrega de terreno
Certificación de la SEREMI de Salud Presentado - Cumple
Experto en prevención (Profesional o
Técnico) Curriculum Vitae Presentado - Cumple
Copia Legalizada Certificado título Presentado - Cumple
Certificados de experiencia 2 copias legalizadas
(superficie construida, nombre de la obra, cargo
ejercido) Pendiente
En cargos similares en el diseño, ejecución o
supervisión de obra o faena relacionados con la
Presentado Presenta certificado de experiencia Centro J udicial Temuco, pero no indica superficie
OBRAS INFORMADAS EN CURRICULUM VITAE OBRAS INFORMADAS
Obras m2 Obras Civiles de Obras Civiles Otros tipo de Adjunta certificado CARGO O FUNCION APLICA Obs. Certificado Cant. Experiencia en meses
Obras m2 Salud Equivalente obras
- - - - - si prevencionista de riesgos no aplica faltan antecedentes solicitado en certificado 2
- - - - - si prevencionista de riesgos no aplica faltan antecedentes solicitado en certificado 7
Centro Judicial Temuco 11800 Centro Judicial Temuco - X si Experto en Prevención de Riesgos no aplica faltan antecedentes solicitado en certificado (m2 de obra) 13
Profesional : Andrés Richter Rocha
Ingeniero Civil en obras civiles, Constructor Civil,
Arquitecto o Ingeniero constructor y otros Ingeniero Constructor - Cumple
profesionales atingentes o afines al rubro de la
ingeniería, que haya ejercido de PAC
Profesional Plan Aseguramiento de la curso PAC DE 40 HRS Presenta - Cumple
Calidad Curriculum Vitae Presenta - Cumple
Copia Legalizada Certificado título Presenta - Cumple
(superficie construida, nombre de la obra, cargo Revisar veracidad del cargo, faltan antecedentes solicitados en certificado (m2 de obra)
ejercido)
Presenta Pendiente
Construcción de jardín infantil y sala cuna O´Higgins - Construcción de jardín infantil y sala cuna O´Higgins - X si Jefe de Terreno / Autocontrol Revisar veracidad del cargo, faltan antecedentes solicitados en certificado (m2 de obra) 5
Profesional : Luis Soto Sepulveda
Profesional del área de la que este en posesión del
título profesional ya sea Ingeniero civil, Ingeniero
Contructor, Ingeniero Civil, Ingeniero Geomensor, Técnico Topógrafo - cumple
Ing eniero ejecución geomensor o título técnico
experiencia de 5 años No presenta - No Cumple
Profesional o Técnico en Topografía
Curriculum Vitae Presenta - cumple
No presenta - No Cumple
Profesional : Alejandro Sepúlveda Yáñez
Ingeniero Civil, Arquitecto, Ingeniero constructor o Constructor Civil Presenta certificado de MS-Project Cumple
2 años de experiencia en obras de salud o cumple con cantidad de experiencia en obras de salud o equivalentes (2,1 años de experiencia) Cumple
equivalentes Presentado
Curriculum Vitae Presentado - Cumple
Profesional Programador de obras Copia Legalizada Certificado título Cumple
(con experiencia en Microsoft Project) Presentado -
(superficie construida, nombre de la obra, cargo Cumple
Presenta certificado de experiencia Cecosf Aguas andinas, pero no indica superficie (el profesional cumple con la
Presentado cantidad de años solicitados por bases)
Obras Civiles de Obras Civiles Otros tipo de
Obras m2 Salud Equivalente obras Adjunta certificado CARGO O FUNCION APLICA Obs. Certificado Cant. Experiencia en meses
Obras m2
construcción Mall Mirador de concepción 65000 construcción Mall Mirador de concepción 65000 X si Coordinador de especialidades aplica 12
Torre Paciente critico Hospital Guillermo Grant Benavides Torre Paciente critico Hospital Guillermo Grant Benavides X si AITO aplica 7
12588 12588
Cecosf Aguas andinas 290.51 Cecosf Aguas andinas ? X si Programador Obras aplica Falta mt2 0
Sar los volcanes Villarrica 624 Sar los volcanes Villarrica 624 X si Profesiona oficina técnica aplica 7
Profesional : Claudio Delgado Oyarzo
Ingeniero Civil, Arquitecto, Ingeniero constructor o Ingeniero Constructor - Cumple
Conocimientos deseables en Revit o equivalente, No presenta Bases indican conocimientos deseables, no es imperativo. Pendiente
parametrización y workset
experiencia en coordinación de obras de a lo presenta experiencia debe ser en coordinación de obras
menos 5000 m2 de salud o equivalente No Cumple
Profesional Coordinador de
especialidades Curriculum Vitae presenta - Cumple
(superficie construida, nombre de la obra, cargo experiencia debe ser en coordinación de obras
presenta No Cumple
Jardin Infantil y sala cuna campanita 990 Jardin Infantil y sala cuna campanita 990 X si Residente de Obra no aplica experiencia debe ser en coordinación de obras 8
Jardin Infantil y sala cuna tres sur 490 Jardin Infantil y sala cuna tres sur 490 X si Residente de Obra no aplica experiencia debe ser en coordinación de obras 4
Jardin Infantil y sala cuna campanita 990 Jardin Infantil y sala cuna campanita 990 X si Encargado de Post- Venta no aplica experiencia debe ser en coordinación de obras 6
Jardin Infantil y sala cuna tres sur 490 Jardin Infantil y sala cuna tres sur 490 X si Encargado de Post- Venta no aplica experiencia debe ser en coordinación de obras 5
Captación de aguas lluvias - Captación de aguas lluvias - X si Jefe de Terreno no aplica experiencia debe ser en coordinación de obras 7
Fosis habitabilidad comunitaria - Fosis habitabilidad comunitaria - X si Asistente técnico no aplica experiencia debe ser en coordinación de obras 6
Proyecto Inmobiliario reina luisa etapa 1 osorno - Proyecto Inmobiliario reina luisa etapa 1 osorno 6523.76 X si control de Calidad no aplica experiencia debe ser en coordinación de obras 4
Profesional : Claudio Rojas Cordero
Certificado Título: Ingeniero Civil, Arquitecto, Ingeniero Constructor - Cumple
CV Presenta - Cumple
Carta Compromiso No Presenta - No Cumple
3 años de experiencia Presenta Presenta certificados emitidos por el profesional postulante No Cumple
Profesional Administrador de obras
Mt2 Presenta 50,131 m2 presentados en los certificados Cumple
Formulario N8A No Presenta No Cumple
Formulario N8AA No Presenta No Cumple
Formulario N8B No Presenta No Cumple
Formulario N8BB No Presenta No Cumple
Obras m2 Obras Civiles de Obras Civiles Otros tipo de Adjunta certificado CARGO O FUNCION (Cargos desempeñados: Jefe Terreno y/o Jefes de APLICA Obs. Certificado Cant. Experiencia en meses
Obras m2 Salud Equivalente obras ITO, AITO o similar)
X SI Aplica Faltan m2 y cantidad de tiempo en desarrollo de funciones indicado en certificado emitido por
Administrador de Obra empresa 20
Construcción Fiscalía local de talca 3250 11/24/2015 7/30/2017
Villa Miramar V, Mirador del Pacifico II-a 5040 X SI Jefe Terreno Aplica 12 9/9/2002 8/29/2003
Construcción viviendas proyecto valdivia de Paine 5980 X SI Administrador de Obra APLICA 9 3/13/2007 11/15/2007
Construción Modulo Plaza de armas de petorca, Construc. Plaza de Petorca, SI No Aplica 13
construc. Y habilitación avenida X Gerente Técnico 12/5/2007 1/8/2009
construcción Casa de la cultura los vilos 650 X SI Administrador de Obra APLICA 1
Edificio don carlos, edificio sub-sole, santa laura, maría elena, mina lota, mina coro 21665 X SI Administrador de Obra APLICA Verificar cantidad de tiempo por proyecto 13 5/6/2013 6/6/2014
Habilitación hotel la tasca 1196 X SI Administrador de Obra APLICA Verificar cantidad de tiempo por proyecto 13 5/6/2013 6/6/2014
Proyecto los arrayanes de motvilo 0 X Administrador de Obra No Aplica no indica cant de m2 en certificado 12 7/4/2014 6/24/2015
37781 80
Profesional : Tito Flores Trenfo 6.7
salud factor 70% otro factor 30% Ponderación Ponderación Profesional adjudicado
RESULTADO salud 1 0.7 7 2.1 2.8 5.2
3 años de experiencia Presenta no cumple con cantidad de años de experiencia No Cumple
Profesional Jefe Terreno
Mt2 Presenta
Profesional : Tito Flores Trenfo
Obras m2 Obras Civiles de Obras Civiles Otros tipo de Adjunta certificado CARGO O FUNCION (Cargos desempeñados: Jefe Terreno) APLICA Obs. Certificado Cant. Experiencia en meses
Recolección y Tratamiento de Aguas Servidas domiciliarias, para un cuartel de bomberos 0 X SI Responsable proyecto no aplica 0
Mejoramiento Multicanchas contao-cuchildeo, construc. Parque mañihueico SI Residente de obra no aplica tipo de obra no equivalente, no indica cantidad de tiempo en ejecución de la obra 0
1027.65 X
1era etapa Hospital de frutillar 615 X SI Jefe Terreno APLICA 5
colegio naciones unidas puerto montt 398 X SI Jefe Terreno APLICA 5
Mejoramiento obras electricas exteriores, instalación equipo electrógeno, y la contr 289 X SI Jefe Terreno no aplica 9
Mejoramiento vulnerabilidad obras electricas exteriores, instalación equipo electróge 675 X SI Adm. De obra no aplica 16
Construcción pabellon pre básico colegio felmer de Puerto Varas 812 X SI Adm. De obra APLICA 8
primera etapa eproyecto mejoramiento edificio antonio varas de Pto Varas y habilitaci 1250 X SI Adm. De obra APLICA 4
salud 1 0.7 1 0.3 1 5.2
Profesional : Andrea Medina Barria CAMBIO
2 años de posesión del título presenta título 2012 cumple
Certificación de la SEREMI de Salud no presenta Pendiente
Curriculum Vitae presenta cumple
Experto en prevención (Profesional o Copia Legalizada Certificado título presenta Cumple
En cargos similares en el diseño, ejecución o Cumple
Profesional : Andrés Richter Rocha MANTIENE
(superficie construida, nombre de la obra, cargo -
ejercido) Presenta Cumple
Consultorio rural de puqueldon 1680 X si PAC APLICA -
construcción de pabellon clínico de univesidad autral de chile- sede puerto montt X si PAC APLICA -
Mantenimiento mayor y rutinario de estructuras - X si PAC no aplica -
Profesional : MANTIENE
Contructor, Ingeniero Civil, Ingeniero Geomensor,
Copia Legalizada Certificado título
Profesional : Alejandro Sepúlveda Yáñez MANTIENE
2 años de experiencia en obras de salud o cumple con cantidad de experiencia en obras de salud o equivalentes (2,6 años de experiencia) Cumple
Profesional Programador de obras Curriculum Vitae Presentado - Cumple
(con experiencia en Microsoft Project)
(superficie construida, nombre de la obra, cargo Presenta certificado de experiencia Cecosf Aguas andinas pero no indica superficie, presenta contrato de trabajo Cumple
ejercido) Presentado con m2 faltante en certificado.
Cecosf Aguas andinas 290.51 Cecosf Aguas andinas 0 X si Programador Obras aplica Falta mt2 0
Profesional : Gustavo Duran Donoso CAMBIO
Ingeniero Civil, Arquitecto, Ingeniero constructor o Contructor civil /Ingeniero Constructor - Cumple
experiencia en coordinación de obras de a lo No presenta Cargos descritos en certificados no cumplen con lo requerido
Profesional Coordinador de menos 5000 m2 de salud o equivalente no cumple
(superficie construida, nombre de la obra, cargo Certificados no tienen indican superficie construida
ejercido) presenta no cumple
Conservación de riveras de causas naturales 30005 X si Jefe terreno no aplica -
Tottus deck malla plaza trebol 22000 X si supervisor de OOCC no aplica 10
conservacion de sistemas de agua potable rural provincia de ultima esperanza - X si residente no aplica -
conservacion de seguridad vial en pasadas urbanas - X si residente no aplica -
Edificación en altura plantas de pre-chancado 15000 X si Jefe terreno no aplica 8
Profesional : Ruben Cornejo Lira
Certificado Título: Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor Civil - Cumple
Carta Compromiso no presenta Pendiente
3 años de experiencia Presenta cumple
Mt2 Presenta cantidad de m2 menor al profesional presentado anteriormente no cumple
Formulario N8A no presenta - Pendiente
Formulario N8AA no presenta - Pendiente
Formulario N8B no presenta - Pendiente
Formulario N8BB no presenta - Pendiente
Ampliación escuela básica balneareo de cachagua 1047.88 X si profesional a cargo APLICA no indica cant de tiempo 0
Ampliación escuela F-48 de catapilco 1518.65 X si profesional a cargo APLICA no indica cant de tiempo 0
Ampliación liceo cordillera de chicolco 280 X si profesional a cargo APLICA no indica cant de tiempo 0
centro abierto la gruta de petorca 240 X si profesional a cargo APLICA no indica cant de tiempo 0
Posta rural de huaquen 0 X si profesional constructor civil NO APLICA no indica cant de tiempo y m2 de obras en certificados 0
Escuela G-17 pichicuy 0 X si profesional constructor civil NO APLICA no indica cant de tiempo y m2 de obras en certificados 0
Escuela pichilemu 0 X si profesional constructor civil NO APLICA no indica cant de tiempo y m2 de obras en certificados 0
Escuela - G1 quebrada el pobre 0 X si profesional constructor civil NO APLICA no indica cant de tiempo y m2 de obras en certificados 0
Escuela - G1 quebradilla 0 X si profesional constructor civil NO APLICA no indica cant de tiempo y m2 de obras en certificados 0
Escuela - G1 casas viejas 0 X si profesional constructor civil NO APLICA no indica cant de tiempo y m2 de obras en certificados 0
Escuela Amanda Labarca 1600 X si Administrador de obras APLICA el certificado indica 8 obras en un total de 68 meses en ejecución 68
Escuela Especial comuna cerro navia 2600 X si Administrador de obras APLICA el certificado indica 8 obras en un total de 68 meses en ejecución 0
Escuela palestino comuna la cisterna 2000 X si Administrador de obras APLICA el certificado indica 8 obras en un total de 68 meses en ejecución 0
Terminacion de poblaciones solidaridad y esfuerzo I y II 14700 X si Administrador de obras NO APLICA el certificado indica 8 obras en un total de 68 meses en ejecución 0
Terminacion de poblaciones ilusiones compartidas I y II 8820 X si Administrador de obras NO APLICA el certificado indica 8 obras en un total de 68 meses en ejecución 0
Mejoramientos de viviendas DS 255 (cambio de techumbres entrepisos y escaleras met 0 X si Administrador de obras NO APLICA el certificado indica 8 obras en un total de 68 meses en ejecución 0
Mejoramientos de viviendas DS 255 (cambio de techumbres) poblacion el canelo 0 X si Administrador de obras NO APLICA el certificado indica 8 obras en un total de 68 meses en ejecución 0
construcción condominio rigoberto jara 2 5280 X si Administrador de obras APLICA el certificado indica 8 obras en un total de 68 meses en ejecución 0
certificado recepción definitiva Nº 64 / obra equipamiento - educación 472.2 X si Administrador de obras APLICA 0
Reposición parcial con equipamiento reparación escuela D-1 jorge alessandri curico 5839.06 X si residente APLICA 13
Reparación mayor liceo maria luisa bombal 6030.8 X si profesional de obra APLICA 0
Reposicion cesfam el tabo 1503 X si Administrador de obras APLICA 10
28411.59 91 7.6
Profesional : Felipe Gutierrez Sáez 26,908.6 € 1503
Certificado Título: Ingeniero Civil, Arquitecto, Ingeniero Civil - Cumple
CV presenta Cumple
Mt2 presenta NOTA IGUAL A LA DEL PROFESIONAL OFERTADO Cumple
Formulario N8A no presenta Pendiente
Formulario N8AA no presenta Pendiente
Formulario N8B no presenta Pendiente
Formulario N8BB no presenta Pendiente
ejecución etapa de vulnerabilidad Mejoramiento infraestructura hospital de llanquihue 0 X SI - APLICA 0
Ejecución etapa de vulnerabilidad y mejoramiento de infraestructura de hospital de 715 X SI JEFE TERRENO APLICA 8
Conservación rutinaria aeródromo cañal bajo de osorno 2016-2017 0 X SI RESIDENTE APLICA 5
CONSTRUCCIÓN MULTICANCHATECHADA MIRADOR DE PUERTO MONTT 633 X SI JEFE TERRENO NO APLICA 0
CONSTRUCCION MULTICANCHA TECHADA Y MEJORAMIENTO INTERIOR X SI APLICA 0
LICEO TOMAS BURGOS JEFE TERRENO
PLANTA DE RILES CCU KUNTSMANN 0 X SI RESIDENTE APLICA 5
REPOSICIÓN Y AMPLIACION HOSPITAL DE CURANILAHUE 13200 X SI JEFE TERRENO APLICA 14
CONSTRUCCIÓN SERICIO DE ALTA RESOLUCIÓN DE CESFAM ALFREDO GANTT DE LA 615 X SI JEFE TERRENO APLICA 0
Ejecución etapa de vulnerabilidad y mejoramiento de infraestructura de hospital de fre 675 X SI JEFE TERRENO APLICA 9
Normalización consultorio rural puqueldon 1658 X SI JEFE TERRENO APLICA 8
15205 2216 4.08
salud 7 4.9 1 0.3 5.2 5.2
Documentación Mejoramiento Hospital Río Negro Revisión: Grimanesa y Leslie Revisión: Grimanesa y Leslie 3/28/2018 Revision Hugo Duran (ITOS) 4/3/2018
DOCUMENTACION A PRESENTAR POR ON DE CONDICION Y/O CONDICION Y/O CONDICION Y/O
Nº OFERENTE PARA FIRMA DE CONTRATO Item DOCUMENT Observaciones de la presentacion de documentos RESULTADO Observaciones de la presentacion de documentos RESULTADO Observaciones de la presentacion de documentos RESULTADO EXIGENCIA
ACORDE A BASES O
1 Certificado de estado de inscripción en 18.1 Presenta Se encuentra hábil, se adjunta certificado digital de plataforma CUMPLE - CUMPLE S/OBSERVACION CUMPLE EXISTENCIA
chileproveedores chileproveedores
2 Certificado de antecedentes laborales y 18.1 No presenta Falta certificado de la Inspeccion del Trabajo que certifique los PENDIENTE POR Falta certificado de la Inspeccion del Trabajo que certifique los PENDIENTE POR PENDIENTE ENTREGA DE LA EXISTENCIA
previsionales de los ultimos dos años antecedentes de los últimos 2 años. EMPRESA antecedentes de los últimos 2 años. EMPRESA
3 Formulario Nº13 18.1 Presenta Sin observaciones CUMPLE - CUMPLE S/OBSERVACION CUMPLE EXISTENCIA
4 Fotocopia de la inscripción de la sociedad en el 18.1 No presenta FALTA DOCUMENTOS NO CUMPLE Obs subsanada CUMPLE S/OBSERVACION CUMPLE EXISTENCIA
5 Certificación de las vigencias, o fotocopia del 18.1 No presenta FALTA DOCUMENTOS NO CUMPLE Obs subsanada CUMPLE S/OBSERVACION CUMPLE EXISTENCIA
6 fotocopia del documento en que conste la 18.1 No presenta FALTA DOCUMENTOS NO CUMPLE Obs subsanada CUMPLE S/OBSERVACION CUMPLE EXISTENCIA
Plazo de carta gant, NO CORRESPONDE al plazo contratado y ofertado.
Presentado. Enviado a programador para revisión. Pendiente la Ademas: 1) no estan vinculadas todas las partidas; 2) no estan PENDIENTE
7 Formulario Nº14 18.1 Presenta validación del ITOS OBSERVADO - NO CUMPLE desarrollados todos los recursos y rendimiento de materiales, maquinaria ENTREGA DE LA EXISTENCIA
y mano de obra según se solicita en bases.
8 Formulario Nº15 18.1 Presenta En revisión que este concordante con la carta gant PENDIENTE POR - NO CUMPLE No es posible realizar la revision debido a que la programacion tiene ENTREGA DE LA EXISTENCIA
MANDANTE observaciones.
9 Formulario Nº 16 Nómina de subcontratistas y 18.1 Presenta Doctos. Pendientes de validación por ITOS. Pero falta 1 curriculum PENDIENTE POR Obs subsanada CUMPLE S/OBSERVACION CUMPLE EXISTENCIA
su curriculum de Subcontrato LINDE CHILE (especialidad Gases Clínicos) EMPRESA
Queda pendiente de validación el emplazamiento propuesto,
acorde a revisión preliminar este presenta un problema en la zona
cercana al acceso principal, dado que en ese lugar es necesario PENDIENTE
10 El emplazamiento de la instalación de faenas 18.1 Presenta habilitar el box de reanimación durante la primera etapa (con PENDIENTE POR - PENDIENTE POR En revision. VALIDACION POR PRESENTACIO para
para VºBº de la ITOS acceso directo de ambulancia) por lo que no debiera ser ocupado MANDANTE MANDANTE MANDANTE V°B° de la I.T.O.S
por la constructora. Si se desplazara hacia el norte (en dirección a
calle Huerfanos) podría ser factible.
11 Formulario Nº11-A y Nº 11-B Registro 18.1 Presenta Sin observaciones CUMPLE - CUMPLE S/OBSERVACION CUMPLE EXISTENCIA
computacional del presupuesto detallado
SUMATORIA DE APU GG NO CORRESPONDE AL MONTO OFERTADO EN
12 APU correspondientes a las GG 18.1 Presenta Sin observaciones CUMPLE - CUMPLE FORMULARIO 11. REVISAR CANTIDADES Y FORMULAS. SE REPITEN ITEMS, ENTREGA DE LA EXISTENCIA
FALTA CONTABILIZAR CONSUMOS DE ENERGIA Y SERVICIOS, NO SE EMPRESA
INCLUYEN TODAS LAS PARTIDAS PRESENTADAS EN EL FORMULARIO N°9
Profesionales ofertados y Evaluados: Residente (Jaime Galleguillos
Polanco), Jefe de Terreno (Ernesto Ivan Carvajal Urrutia); presentar
documentación correspondiente a lo ofertado. Adjuntar una carta
de solicitud de cambio de profesional. Profesionales para firma de contrato: Residente (Jaime Galleguillos Presenta documentacion de los profesionales ofertados y evaluados:
Fotocopias autorizadas ante notario de los El Profesional administrador de obras presentado para cambio no Polanco), Jefe de Terreno (Ernesto Ivan Carvajal Urrutia); Mario Troncoso (Administrador de Obra) y Felipe Gutierrez (Jefe de PENDIENTE
13 títulos de todos los profesionales ofertados y 18.1 No presenta NO CUMPLE NO CUMPLE Terreno). La documentacion del jefe de terreno en este numeral esta sin ENTREGA DE LA EXISTENCIA
evaluados cumple (ponderación 2.8) ya que según la documentación debe Se solicita presentar documentación correspondiente, en consideracion observaciones. Falta Certificado de título de Mario Troncoso EMPRESA
tener una evaluación igual o superior al ofertado (ponderación 5,2). que son distintos a los profesionales ofertados y evaluados. (Administrador de Obra).
El Profesional Jefe de Terreno presentado para cambio no cumple
(ponderación 2.8) ya que según la documentación debe tener una
evaluación igual o superior al ofertado (ponderación 5,2).
14 Los certificados de experiencia de la empresa, 18.1 No Presenta Faltan certificados de experiencia presentados en oferta NO CUMPLE Obs subsanada CUMPLE Obs subsanada CUMPLE EXISTENCIA
en dos copias legalizadas
Polanco), Jefe de Terreno (Ernesto Ivan Carvajal Urrutia); presentar Presenta documentacion de los profesionales ofertados y evaluados:
documentación correspondiente a lo ofertado. Adjuntar una carta Mario Troncoso (Administrador de Obra) y Felipe Gutierrez (Jefe de
de solicitud de cambio de profesional. Profesionales para firma de contrato: Residente (Jaime Galleguillos Terreno). Faltan todos los certificados de experiencia de Mario Troncoso
Los certificados de experiencia de la totalidad PENDIENTE
15 de los profesionales ofertados, en dos copias 18.1 No presenta El Profesional administrador de obras presentado para cambio no NO CUMPLE Polanco), Jefe de Terreno (Ernesto Ivan Carvajal Urrutia); OBSERVADO (Administrador de Obra). ENTREGA DE LA EXISTENCIA
legalizadas cumple (ponderación 2.8) ya que según la documentación debe Se solicita presentar documentación correspondiente, en consideracion Felipe Gutierrez (Jefe de terreno) solo falta la copia legalizada del EMPRESA
tener una evaluación igual o superior al ofertado (ponderación 5,2). que son distintos a los profesionales ofertados y evaluados. certificado de experiencia del Servicio de Reloncaví de la obra “Ejecución
El Profesional Jefe de Terreno presentado para cambio no cumple etapa de vulnerabilidad mejoramiento infraestructura hospital de Fresia”
Falta balance clasificado desde enero 2017 hasta diciembre 2017,
estado de resultado desde enero 2017 hasta diciembre 2017 y
Copia de documentos fundantes de la balance general desde enero 2017 hasta diciembre 2017. PENDIENTE
16 capacidad económica, informada en el 18.1 Presenta Formulario 22, Formulario 29, Hoja de trabajo donde se detalla el NO CUMPLE Falta Formulario 29 PENDIENTE POR PENDIENTE ENTREGA DE LA EXISTENCIA
formulario Nº4 (dos copias autentificadas) cálculo del capital propio, valores del activo que representan EMPRESA EMPRESA
inversiones intangibles, reservas susceptibles de retiro. Lo que debe
ser coincidente con los estados financieros.
17 Certificado de antecedentes laborales y 18.1 Presenta Sin anotaciones y vigente al 27/03/2018 CUMPLE - CUMPLE S/OBSERVACION CUMPLE EXISTENCIA
previsionales (F30)
En cuanto a los Certificados de Fianza entregados, las observaciones antes
realizadas han sido subsanadas, la única duda que surge es en relación a
Garantía de fiel cumplimiento de contrato y de la glosa, en donde dice que anula y reemplaza los Certificados de Fianza PENDIENTE POR
18 24.2 No presenta FALTA DOCUMENTOS. NO CUMPLE N° B0015117 y B0015118. Éstos números de folio no concuerdan con los Hizo ingreso de los 2 endosos N°B0015117 y B0015118. Sin observacion. CUMPLE EXISTENCIA
obligaciones laborales enviados por correo electrónico de fecha 21.03.18, razón por la cual se EMPRESA
solicita aclarar dicha situación enviando los documentos que antes
mencionados con el objetivo de tenerlos a la vista.
Presenta certificado de experiencia Centro Judicial Temuco, pero no
indica superficie , además el profesional no cumple con cantidad de
Profesionales Prevención de Riesgos - tiempo como profesional (2 años a la fecha). Presenta otro Profesional - este último no entrega Certificación de la PENDIENTE POR PENDIENTE
19 Fotocopia de títulos y certificados de 42. Presenta NO CUMPLE Se mantiene la observacion anterior ENTREGA DE LA EXISTENCIA
experiencia (2 copias) legalizadas ante notario Se recuerda que los certificados de experiencia deben contener SEREMI de Salud EMPRESA EMPRESA
como información mínima: superficie construida, nombre de la
obra, cargo ejercido
Profesional PAC - Fotocopia de títulos y Clarificar cargo presentado en certificado de experiencia (indica
20 certificados de experiencia (2 copias) 42. Presenta NO CUMPLE Obs subsanada CUMPLE S/OBSERVACION CUMPLE EXISTENCIA
legalizadas ante notario Jefe de Terreno / Autocontrol)
No presenta certificados de experiencia que acrediten los 5 años de
Profesional Topógrafo - Fotocopia de títulos y experiencia. PENDIENTE
21 certificados de experiencia (2 copias) 42. Presenta Se recuerda que estos deben contener como información mínima: NO CUMPLE no presenta documentación respecto del profesional NO CUMPLE Se mantiene la observacion anterior ENTREGA DE LA EXISTENCIA
legalizadas ante notario EMPRESA
superficie construida, nombre de la obra, cargo ejercido
Presenta certificado de experiencia Cecosf Aguas andinas, pero no
Profesional Programador - Fotocopia de títulos indica superficie
22 y certificados de experiencia (2 copias) 42. Presenta Se recuerda que los certificados de experiencia deben contener NO CUMPLE Se levanta la observación CUMPLE S/OBSERVACION CUMPLE EXISTENCIA
legalizadas ante notario como información mínima: superficie construida, nombre de la
Profesional Coordinador de especialidades - Presenta otro profesional - Cargos descritos en certificados no cumplen PENDIENTE
23 Fotocopia de títulos y certificados de 42. Presenta No presenta experiencia en coordinación de obras de a lo menos NO CUMPLE con lo requerido, ya que la experiencia debe ser en coordinación de NO CUMPLE No presenta documentacion que subsane lo observado anteriormente ENTREGA DE LA EXISTENCIA
5000 m2 de salud o equivalente obras de a lo menos 5000 m2 de salud o equivalente
experiencia (2 copias) legalizadas ante notario EMPRESA
Falta presentacion de APU el que debe estar antes de la firma del
contrato. El contratista deberá detallar análisis de precio unitarios, tanto PENDIENTE
24 Formulario N°10: Desglose Análisis de precios 12.3 No presenta NO PRESENTA NO CUMPLE de gastos generales en forma obligatoria, como también del resto de las ENTREGA DE LA EXISTENCIA
Unitarios. partidas. El análisis de precios unitario deberá llevar detalladamente los
materiales de cada ítem, así como también incluir mano de obra, leyes EMPRESA
sociales e imprevistos, etc.
Boleta de garantía de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato y corretaje ejecución de las obras
Plazo para firmar el contrato (15 días
hábiles siguientes a la fecha en que la
entidad licitante haga entrega del contrato
al proponente adjudicado)
Se proyecta una semana para la total
tramitación de la resolución que apruebe
el contrato (5 habiles) 4/2/2018 Monday
Entrega terreno (dentro de los 10 días
corridos siguientes desde que se encuentra
totalmente tramitada la resolución
aprobatoria del contrato)
4/12/2018 Thursday
Ejecución 636 días desde el día siguiente a
la fecha de entrega de terreno (según 1/8/2020
resolución de adjudicación Nº3)
Plazo de vigencia de Garantía de fiel
cumplimiento de contrato y de
obligaciones laborales (120 días posterior
a la ejecucion) 5/7/2020 Thursday
obligaciones laborales ( + 30 días de
tramites legales) 6/6/2020 Saturday
Monto contrato $ 4,079,646,340
Porcentaje según bases 5%
Valor 5% $ 203,982,317
Boleta de garantía de fiel y oportuno cumplimiento BENEFICIARIO observaciones
Porcentaje según bases 37.52% anulacion
Valor 37,52% SSO $ 76,534,165 SERVICIO DE SALUD
Porcentaje según bases 62.48% anulacion
Valor 62,48% GORE $ 127,448,152 GORE
Correcta ejecución y buen comportamiento de la obra
Plazos Fechas Propuesta 24.5. Una vez que las obra
recibidas conforme y com
aprobación del último est
Una vez que las obras estén ejecutadas, del contrato y obligacione
recibidas conforme / Fecha acta recepción 02/10/2019 <- fecha tenta
provisoria sin observaciones 1/8/2020 contrato
Plazo de vigencia Poliza de seguro
responsabilidad civil (425 días a partir de la
entrega de terreno) 3/8/2021
Detalle Valores BENEFICIARIO
Monto contrato $ 4,894,475,504
Porcentaje según bases 3%
Valor 100% $ 146,834,265 SERVICIO DE SALUD
.5. Una vez que las obras estén ejecutadas,
cibidas conforme y como requisito previo a la
robación del último esto de pago y a la
volución de la garantía de fiel cumplimiento
l contrato y obligaciones laborales
/10/2019 <- fecha tentativa por el termino de
Responsabilidad Civil General de Empresas
Plazos Fechas Propuesta Observaciones:
4/12/2018 El asegurado debe ser el Servicio de Salud Osorno
responsabilidad civil (810 días a partir de la
entrega de terreno) 6/29/2020 Solicitamos aumento en vigencia hasta 29.07.2020
Plazo de vigencia ( + 30 días de tramites
legales) 7/29/2020 Valor UF día total tramitación que aprueba el contrato
Porcentaje según bases 100%
Valor 100% $ 4,079,646,340
Valor UF día total tramitación que aprueba
el contrato (fecha poliza emitida $ 26,966.89
16.03.2018)
Monto asegurado 151,400
Total monto asegurado en pesos $ 4,082,787,146
Póliza todo riesgo construcción o montaje "TRCM"
Plazos Fechas Propuestas El asegurado debe ser el Servicio de Salud Osorno
corridos siguientes desde que se encuentra 4/12/2018
Solicitamos aumento en vigencia hasta 30.04.2020
Plazo de vigencia Poliza todo riesgo
construcción y montaje "TRCM" (720 días a 3/31/2020
partir de la entrega de terreno) Valor UF día total tramitación que aprueba el contrato
cumplimiento de contrato y de 4/30/2020
tramites legales)
Cronográma Actividades Río Negro
931768-64-LR17
Trámite Fecha Observaciones - Documentación a Presentar
Resolución de Acta de Adjudicación (informada en el portal) 3/2/2018
Plazo para entregar documentos (10 días hábiles siguientes a la 10 3/2/2018 El contrato se envió con fecha 02.03.2018
notificación de la Resolución de adjudicación)
Plazo para firmar el contrato (15 días hábiles siguientes a la fecha en
que la entidad licitante haga entrega del contrato al proponente 21 3/23/2018
adjudicado)
Se proyecta una semana para la total tramitación de la resolución que
10 4/2/2018 30/03/2018 feriado, se proyecta al lunes siguiente
apruebe el contrato (5 habiles)
Resolucion que aprueba el contrato publicada en el portal 4/6/2018 Fecha estimada aprobacion del contrato por resolucion
Devolución de la garantía por seriedad de la oferta 10 desde la fecha en la que se encuentre notificada a través del portal
Entrega terreno (dentro de los 10 días corridos siguientes desde que
Fecha máxima para entrega de terreno
se encuentra totalmente tramitada la resolución aprobatoria del 10 4/12/2018 Levantar acta suscrita por la ITO, nombrada para ese cometido por el SERVICIO - constancia en LO.
Entrega borrador polizas de seguros 20 4/26/2018 29.1 Fecha hasta 20 dias desde aprobacion del contrato por resolucion
Revision polizas por ITOS 10 5/6/2018 29.1 Fecha hasta 10 dias desde entrega de borrador
Ejecución 636 días desde el día siguiente a la fecha de entrega de 636 1/8/2020 plazo por bases 660
terreno (según resolución de adjudicación Nº3) plazo resolución adjudicación 636
La comisión fijará el inicio a la recepción, dentro de un plazo no mayor a 10 días corridos desde la fecha en que el contratista por escrito solicite tal gestión,
Recepción parcial de etapas - 1era etapa indicando el termino de la obra o de una o más de sus etapas en el plazo contractual.
Se le fijará un plazo máximo de 10 días corridos para subsanar las observaciones.
Recepción parcial de etapas - 2da etapa indicando el termino de la obra o de una o más de sus etapas en el plazo contractual.
Recepción Provisoria de la obra (con observaciones) La comisión fijará el inicio a la recepción, dentro de un plazo no mayor a 10 días corridos desde que la ITO haya constatado el termino de la obra.
Se le fijará un plazo máximo en días corridos para subsanar las observaciones.
Recepción Provisional (Sin observaciones) El contratista deberá solicitar la recepción provisoria a través del libro de obra o por carta ingresada a través de oficina de partes. Para ello el ITOS elaborará un
informe técnico en el que conste que se encuentran subsanadas todas las observaciones,
Recepción Definitiva 425 transcurridos 425 contados desde la fecha del acta de recepción provisoria de la totalidad de la obra
Liquidación del contrato 90 90 días desde la fecha del acta de recepción definitiva
LISTA CHEQUEO CONTRATO
Mejoramiento Río Negro
Ingresado Fecha
Nº Tipo Documento Item NO APLICA Fecha Cronográma Recepción Medio Observación
1 Certificado de estado de inscripción en chileproveedores 18.1 Aplica 3/23/2018 Of. Partes /
2 Certificado de antecedentes laborales y previsionales de los ultimos dos años 18.1 Aplica 3/23/2018 Of. Partes
3 Formulario Nº13 18.1 Aplica 3/23/2018 Of. Partes
4 Fotocopia de la inscripción de la sociedad en el registro de comercio 18.1 Aplica 3/23/2018 Of. Partes
5 Certificación de las vigencias, o fotocopia del certificado de vigencia 18.1 Aplica 3/23/2018 Of. Partes
El Programa de trabajo debe ser aprobado ser aprobado por la ITOS y la
6 fotocopia del documento en que conste la personería del representante legal 18.1 Aplica 3/23/2018 Of. Partes unidad técnica.
7 Formulario Nº14 18.1 Aplica 3/23/2018 Of. Partes
8 Formulario Nº15 18.1 Aplica 3/23/2018 Of. Partes deberá contar con el V°B° del ITOS
9 Formulario Nº 16 Nómina de subcontratistas y su curriculum 18.1 Aplica 3/23/2018 Of. Partes deberá contar con el V°B° del ITOS
10 El emplazamiento de la instalación de faenas para VºBº de la ITOS 18.1 Aplica 3/23/2018 Of. Partes
11 Formulario Nº11-A y Nº 11-B Registro computacional del presupuesto detallado 18.1 Aplica 3/23/2018 Of. Partes
12 APU correspondientes a las GG 18.1 Aplica 3/23/2018 Of. Partes
13 Fotocopias autorizadas ante notario de los títulos de todos los profesionales ofertados y evaluados 18.1 Aplica 3/23/2018 Of. Partes
14 Los certificados de experiencia de la empresa, en dos copias legalizadas 18.1 Aplica 3/23/2018 Of. Partes
15 Los certificados de experiencia de la totalidad de los profesionales ofertados, en dos copias legalizadas 18.1 Aplica 3/23/2018 Of. Partes
16 Copia de documentos fundantes de la capacidad económica, informada en el formulario Nº4 (dos copias autentificadas) 18.1 Aplica 3/23/2018 Of. Partes
17 Certificado de antecedentes laborales y previsionales (F30) 18.1 Aplica 3/23/2018 Of. Partes
18 Garantía de fiel cumplimiento de contrato y de obligaciones laborales Aplica Of. Partes 2 garantías: una a la orden del SSO RUT: 61.607.600-0 (Monto: 41.31% del
5% del monto del contrato) y la otra la orden del GORE de los Lagos RUT
24.2 3/23/2018 72.221.800-0 (Monto: 58,69% del 5% del monto del contrato)
LISTA CHEQUEO ENTREGA TERRENO
1 Formulario Nº diez: Desglose análisis de precios unitarios. 30. APLICA 4/12/2018
Programa Detallado de Prevención de riesgos e Higiene Industrial que entregará al I.T.O.S. para su aprobación. 4/12/2018
2 30. / 41.2.1 APLICA 29.6 Reparación de la falta de
aseguramiento por parte del
LISTA CHEQUEO Si el contratista no cumple con
las normas aplicadas a los
Ingresado Fecha seguros, el servicio se reserva
Nº Tipo Documento Item NO APLICA Fecha Cronográma Recepción Medio Observación el derecho de no dar curso a
SI NO los EEPP respectivos
20 días hábiles siguientes posterior a la fecha que aprueba la total
- - 4/22/2018 - - tramitación debe de ser presentado el borrador de las pólizas, posterior a
esto el ITO deberá pronunciase dentro de los próximos 10 días hábiles, si es
rechazada la constructora tiene 5 días hábiles para presentar una enmienda
1 Normas Comunes a las pólizasde seguro 29.1 NO APLICA Revisión del ITO y posterior subsanación
2 Seguro sobre responsabilidad civil general de empresas 29.2 APLICA 100% valor del contrato, vigencia 810 días posterior a la entrega de terreno
3 Seguro de las obras póliza todo riesgo construcción o montaje "TRCM" 29.3 APLICA 100% valor del contrato, vigencia 720 días posterior a la entrega de terreno
1 Complementación de la programación oficial de la obra 31. APLICA 4/22/2018 plazo maximo 10 días corridos
Hasta el 75% de las obras, dentro de los 10 días siguientes a la fecha del acta
2 Formulario Nº 16 Nómina de subcontratistas y su curriculum 22. 16.03.2018 de entrega de terreno.
Estos deben ser aprobados por la ITOS
para revisión y aceptación de la ITOS.
3 41.1.3. las observaciones darán paso a una nueva fecha de presentación del
documento establecida por el ITOS.
Plazo de 10 días corridos, contados desde la fecha del acta de entrega de
Plan de Aseguramiento de Calidad 15.03.2018 terreno
4 Libro prevención de riesgo y medio ambiente 41.3 16.03.2018
5 Profesionales 42. 4/22/2018
LISTA CHEQUEO ESTADO DE PAGO
Nº Tipo Documento Item NO APLICA Fecha Cronográma Medio Observación
SI NO Recepción
Presentar con el primer 49. El incumplimiento de
1 Permisos de edificación estado de pago la entrega de la
solicitada para cada
presentarse dentro de los 5 Presentar en triplicado los estados de pago mensuales, acompañados de un estado de pago, no dará
2 Estado de Pago 49 días hábiles siguientes al mes detalle desglosado de cada partida, debidamente visado por el ITOS lugar al pago de este
incluidos en el respectivo Factura a nombre del GORE o sso (primero con financiamiento FNDR y luego hasta completar los
estado de pago sectorial) antecedentes
presentarse dentro de los 5
3 días hábiles siguientes al mes
incluidos en el respectivo
Certificados de la inspección del trabajo que acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de los estado de pago
subcontratos 22. / 49. Adjuntar nómina del personal que trabaja con el contratista en obra
4 días hábiles siguientes al mes
De acuerdo al presupuesto detallado, debe contemplar el avance real de los trabajos ejecutados, avance acumulado a la estado de pago
fecha, valorización de acuerdo al presupuesto cotizado y el porcentaje de avance físico de cada partida. 49 Presentación debe efectuarse impresa y en medio magnético
5 días hábiles siguientes al mes
incluidos en el respectivo entrega el ITOS, esta establecerá los montos líquidos a pagar e identificará
estado de pago los descuentos que proceda a realizar, por conceptos de multas, devolución
Carátula de pago 49 de anticipos y retenciones
días hábiles siguientes al mes
6 incluidos en el respectivo
Certificados de instituciones previsionales 49 trabajadores y subcontratistas
7 días hábiles siguientes al mes
Certificados de ensayos de hormigón 49
8 días hábiles siguientes al mes
Comrpobante de pago de seguro de accidente de trabajo 49
9 días hábiles siguientes al mes
Comprobante de pago de consumos básicos, agua, gas, electricidad, luz 49
10 días hábiles siguientes al mes
Certificado de vigencia de las pólizas de seguro 49
11 incluidos en el respectivo
Registro gráfico secuencial de la ejecución de la obra correspondiente al estado de pago 49 set de 20 fotografías en formato digital
12 días hábiles siguientes al mes
Declaración simple donde se indique si la factura será o no presentada a una empresa de factoring 49
Una vez ejecutada las obras, recibidas conformes y como requisito previo a
13 último EEPP la aprobación del último EEPP y a la devolución de la garantía de fiel
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, el monto debe ser de 3%
del valor total del contrato y la vigencia no puede exeder el plazo de 425 días
desde la fecha del acta de recepción provisoria sin observaciones. Devolver
Garantía de correcta ejecución y buen comportamiento de la obra 24.5 30 días hábiles despues de presentada la recepción definitiva.
14 último EEPP solo se podrá cursar el último eepp una vez que se cuente con el acta
Acta de recepción provisoria 54.3 firmada por la comisión receptora
15 Certificado de recepción minicipal de la obra 54.3 último EEPP
16 Certificado de recepción final de todas las obras de instalaciones contratadas 54.3 último EEPP agua potable, alcantarillado, gas, electricidad, calefacción , etc.
17 último EEPP que acredite que no tiene reclamos pendientes por parte del personal que
Certificados de inspección del trabajo 54.3 labora en la obra y adeuda suma alguna por este concepto
18 último EEPP agua potable, electricidad, gas u otros, incluidos los del perioro de marcha
Certificado de cancelación total de consumos 54.3 blanca
indica que las obras de pavimientación están terminadas y han sido
19 último EEPP ejecutadas e inspeccionadas conforme a planos, especificaciones y
reglamentos vigentes (este certificado se exigirá solo cuando fuere
Certificado SERVIU 54.3 procedente)
20 Documentos y certificaciones para la certificación LEED 54.3 último EEPP
21 Compilado del registro secuencial de la ejecución de la obra en fotografía 54.3 último EEPP Si el ITOS hubiere solicitado un video, también debe incluirse
22 Planos as-built 54.3 último EEPP original más tres copias, firmado por el contratista y respaldo digital
23 Certificados, catálogos, garantías a nombre del mandante y cualquier otra información técnica pertinente a los equipos último EEPP
instalados y/o información requerida por el ITOS, toda en ESPAÑOL, incluido el listado de proveedores 54.3
24 Requerimiento de mantención de todos los equipos instalados en obra 54.3 último EEPP
25 declaración jurada de deuda vigente con los subcontratistas 54.3 último EEPP
26 Certificado de capacitación conforme, firmado por el usuario del recinto representado por su director (a) 54.3 último EEPP
27 Informe de la ITOS 54.3 último EEPP
28 Informe de puesta en marcha 54.3 último EEPP
29 Informe del calculista 54.3 último EEPP
30 Informe del proyectista 54.3 último EEPP
LISTA CHEQUEO MODIFICACIONES AL CONTRATO
Instrumento elaborado por el contratista, entregado a través del libro de
obra (estas deben adjuntar toda la documentación de respaldo que acredite
dicha solicitud que justifique los cálculos y valores presentados.
El contratista no podrá presentar sin una solicitud previa del I.T.O.S. salvo
que el contratista estime pertinente solicitar dicha nota de cambio para
buena y correcta ejecución de la obra.
APU, cubicaciones, planos, entre otros solicitados por el ITOS; el informe del
1 Notas de cambio 25. ITOS y la reprogramación de la obra validada por éste acorde a las NDC
LISTA CHEQUEO RECEPCIONES
1 Certificado de recepción municipal definitiva 33
2 expediente con todos los certificados de recepción de los organismos correspondientes 33
completar el expediente de recepción para aprobación de los revisores independientes de arquitectura, previo al ingreso
3 municipal 33
4 certificado de dotación de instalaciones sanitarias 33
5 declaración instalaciones eléctricas realizado por el contratista (incluye instalación de ascensores si los hubiere) 33
recepción y autorización de funcionamiento de sistemas de calderas, calefacción, redes de gas licuado y estanques de
6 combustibles ante la SEC y/o SEREMI de salud (incluye todas las pruebas y muestreos necesarios) 33
7 pavimentación SERVIU o acceso ante el MOP 33
8 Informes favorables de bomberos 33
9 Proyecto de transito ante la dirección de Tránsito Municipal 33
Debe ser presentado en al recepción Provisoria de la obra y se dejará
constancia en él de las observaciones que se formulen en esa ocación, sin
10 Libro de Obra 40 Recepción provisoria perjuicio de que se anoten en el acta de recepción correspondiente
Serán devueltas una vez firmada la recepción provisoria sin observaciones
de ninguna especie, tramitada la resolución respectiva y posterior a la
Recepción Provisoria sin entrega por parte del contratista de la garantía por correcta ejecución y buen
11 Canje de las retenciones 51.1 observaciones comportamiento de la obra.
Recepción Provisoria sin Una vez efectuada la recepción provisoria sin observaciones y dictada la
12 devolución de retenciones 52 observaciones resolución respctiva totalmente tramitado
Informe del ITOS (indica que las observaciones de las etapas anteriores están
subsanadas, los trabajos desarrollados relativos a la tercera etapa cumplen
con la normativa y con los requerimientos o especificaciones técnicas
14 Recepción Provisoria de la obra 54.3 1/8/2020 exigidas para la ejecución del proyecto)
Fecha entrega terreno
aumento de plazo (si corresponde)
obras extraordinarias y/u obras nuevas
listado de observaciones aprobadas, si las hubiere
días que se otorgaron para subsanar observaciones
multas desagregadas por causales
fecha de término efectivo de la obra
fecha de recepción provisoria sin observaciones de la obra
Recepción Provisoria sin fecha fijada de recepción definitiva de la obra
15 Acta de recepción provisoria sin observaciones 54.3 observaciones
La recepción definitiva se hará a petición escrita del contratista en la misma
forma y con las mismas solemnidades que la recepción provisoria
trasncurrido el plazo de 425 días contados desde la fecha del acta de
16 Recepción Definitiva 54.4 recepción provisoria de la totalidad de la obra.
Debe ser formulada por la UTE dentro de 90 días contados desde la fecha
del acta de recepción definitiva
Mediante documento oficial con la firma de los representantes legales de
17 Liquidación del contrato 55 amba partes.
Документы, похожие на «Planilla Revisión Rio Negro ITOS 03-04-2018 R2»
Elaboracion Expediente Tecnico 040315
6.-Tdr Pachacayo Ultimo Canaletas
Resumen Articulo 281. Interpretacion de Planos.pdf
BROCHURE EDYCE ING&CONS 2da EDICIÓN 5.pdf
Master-Calculo-Estructuras-Obras-Civiles
cv es 20200129
Другое от пользователя: hirasei
ds n°37
Proc. Mantencion Grua Automontable 32K, Liebherr
Curso albañineria
DDU 350
PLANO DE INGENIERIA EN MADERA
Aprobacion Piscinas Uso Publico
294 Anexo 12 Programa de Saneamiento Planta
200611_80 Presaberes y Nociones de Lógica Matemática Loretty Escobar
Diplomado Paleontología
Investigacion Metodo Montecarlo

References: RESOLUCIÓN 
 resolución 
 resolución

resolución 

Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución