Source: http://www.eurobudowa.pl/przetargi/zakonczone/2252234/budowa-kanalizacji-deszczowej/
Timestamp: 2019-03-22 18:07:38+00:00

Document:
Przetarg: Budowa kanalizacji deszczowej [2252234] | Eurobudowa.pl
eurobudowa.pl > przetargi > zakończone przetargi > instalacje wodno-sanitarne, kanalizacje, wodociągi > przetargi wielkopolskie > przetargi Luboń > Budowa kanalizacji deszczowej
Przetarg: Budowa kanalizacji deszczowej
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Luboń
telefon - +48618130011
faks - +48618130097
http://bip.lubon.pl/
dariusz.springer@umlubon.pl
Wadium: 1.	Zamawiający wymaga wniesienia wadium: a) dla Części 1 w kwocie 80 000 zł b) dla Części 2 w kwocie 25 000 zł 2.	W sytuacji składania oferty na obie części Wykonawca składa wadium w wysokości będącej sumą obu części. 3.	Wadium może być wnoszone w jed
Termin składania ofert: 2018-04-16 09:55:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej w Luboniu”
Numer referencyjny: OIE.271.1.2018
Wykonawca może złozyć ofertę w odniesieniu do jednej lub dwóch części zamówienia według swojego wyboru.
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej w Luboniu. Część 1: ,, „Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej w Luboniu jako odwodnienia parkingu P&R stanowiącego część Poznańskiej Kolei Metropolitalnej oraz uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego zaświadczenia o zakończeniu budowy lub pozwolenia na użytkowanie’’ . Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej w Luboniu w związku z koniecznością odwodnienia parkingu oraz miejsc postojowych stanowiących część zintegrowanego węzła przesiadkowego. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich obiektów przewidzianych w programie funkcjonalno-użytkowym a także przeprowadzenia prób w zakresie niezbędnym do oddania do eksploatacji, a także pozyskania wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalających na użytkowanie wraz z uzyskaniem tej decyzji. Część 2 ,,Zaprojektowanie i wykonanie zintegrowanego węzła przesiadkowego w Luboniu jako istotnego elementu systemu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej’ oraz uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego zaświadczenia o zakończeniu budowy lub pozwolenia na użytkowanie’’. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zintegrowanego węzła przesiadkowego w Luboniu. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich obiektów przewidzianych w programie funkcjonalno-użytkowym a także przeprowadzenia prób w zakresie niezbędnym do oddania do eksploatacji, a także pozyskania wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalających na użytkowanie wraz z uzyskaniem tej decyzji.
Określenie warunków: Zamawiający stawia warunki w zakresie: sytuacji ekonomicznej lub finansowej w sposób następujący: a) Dla Części 1 Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 400 000 zł lub posiada zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 400 000 zł, b) Dla Części 2 Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 100 000 zł lub posiada zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100 000 zł.
Określenie warunków: 5. Zamawiający stawia warunki w zakresie: zdolności technicznej lub zawodowej w sposób następujący: 5.1. Dla Części 1 Wykonawca spełnia warunki jeżeli wykaże, że: a) należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji deszczowej o długości minimum 800 metrów każda. b) dysponuje osobami do realizacji zamówienia w tym co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownik budowy - posiadającą od co najmniej 3 lat przed terminem otwarcia ofert uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane. c) dysponuje osobami do realizacji zamówienia w tym co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownik robót - uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane. d) dysponuje osobami do realizacji zamówienia w tym co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownik robót - uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane. e) dysponuje osobami do realizacji zamówienia w tym co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję projektant - uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane. 5.2. Dla Części 2 Wykonawca spełnia warunki jeżeli wykaże, że: a) należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie jezdni lub miejsc postojowych z betonowej kostki prefabrykowanej o wartości łącznej na minimum 600 000,00 zł (brutto), b) dysponuje osobami do realizacji zamówienia w tym co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownik budowy - posiadającą od co najmniej 3 lat przed terminem otwarcia ofert uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane. c) dysponuje osobami do realizacji zamówienia w tym co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownik robót - uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane. d) dysponuje osobami do realizacji zamówienia w tym co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownik robót - uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane. e) dysponuje osobami do realizacji zamówienia w tym co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję projektant - uprawnienia bez ograniczeń do projektowania robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane. Zgodnie z zasadami określonymi we właściwych przepisach, Zamawiający dopuszcza także pełnienie ww. funkcji przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz.U. z 2016 r. poz. 65 ).
Aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej ( tj. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy ) wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty takie powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w tym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, dokument taki wystawie się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dla Części 1: a) wykaz robót budowlanych należycie wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane ( wzór wg. Załącznika nr 6 do SIWZ ) oraz dowody - W wykazie o którym mowa robót należy wskazać tylko te roboty, które potwierdzają spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w VI 5.1. a) SIWZ Dowody o których mowa wyżej określające czy te roboty w wykazie zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych w kwocie nie mniejszej niż 400 000 zł lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 400 000 zł , w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji. c) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu opisanego w VI. 5.1. b)-e) SIWZ ( wzór według Załącznika nr 7 do SIWZ ) Dla Części 2: a) wykaz robót budowlanych należycie wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane ( wzór wg. Załącznika nr 6 do SIWZ ) oraz dowody - W wykazie o którym mowa robót należy wskazać tylko te roboty, które potwierdzają spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w VI. 5.2. a) SIWZ Dowody o których mowa wyżej określające czy te roboty w wykazie zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych w kwocie nie mniejszej niż 100 000 zł lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 100 000 zł , w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. c) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu opisanego w VI.5.2. b)-e) SIWZ ( wzór według Załącznika nr 7 do SIWZ )
Grupa kapitałowa ( Również na potwierdzenie braku podstaw dla wykluczenia co do art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp ) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu ( BEZ OSOBNEGO WEZWANIA ) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium: a) dla Części 1 w kwocie 80 000 zł b) dla Części 2 w kwocie 25 000 zł 2. W sytuacji składania oferty na obie części Wykonawca składa wadium w wysokości będącej sumą obu części. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 ze zm); 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym 6. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PBS O/Luboń konto 92 9043 1038 3038 0018 5244 0008. 7. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości musi być bezwarunkowe i tożsame z wadium wnoszonym w pieniądzu oraz powinno być złożone w formie oryginału w siedzibie zamawiającego: Pl. Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń. 8. Wykonawca ma prawo złożyć wadium ( w tym oryginał dokumentu wadialnego ) przed złożeniem oferty, wraz z ofertą lub po złożeniu oferty wedle swojego wyboru, z zastrzeżeniem, że musi dochować dla złożenia wadium termin dla jego wniesienia. 9. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem XIII pkt. 14 SIWZ. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt XIII pkt. 10 SIWZ jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, ustawy pzp z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 16. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
Długośćgwarancji oraz rękojmi 40,00
1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych dopuści zmianę umowy tylko w sytuacjach wskazanych niżej: a) działań osób trzecich uniemożliwiających w sposób faktyczny lub prawny wykonanie przedmiotu zamówienia , które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, co do zmiany terminu. Każde 8 godzin (w czasie od 6:00 do 18:00 w danej dobie) uniemożliwienia wykonania przedmiotu zamówienia może być podstawą do wydłużenia czasu realizacji przedmiotu zamówienia o 1 dzień, b) zaistnienia odmiennych od zakładanych w dokumentacji przetargowej warunków terenowych, co do zmiany terminu. Każdy dzień związany z pracami niezbędnymi do usunięcia niezgodności może być podstawą do wydłużenia terminu o 1 dzień, c) zaistnienia błędów bądź innych niedoskonałości w materiałach wyjściowych ( w tym program funkcjonalno-użytkowy oraz zasoby publiczne), co do zmiany terminu lub stosownej zmiany przedmiotu umowy. Każdy dzień związany z pracami niezbędnymi do usunięcia błędu może być podstawą do wydłużenia terminu o 1 dzień, d) z powodu wystąpienia konieczności realizacji robót zamiennych lub dodatkowych w zakresie wyznaczonym przez te roboty w tym co do zmiany terminu oraz zmiany w przedmiocie zamówienia. W kwestii zmiany terminu, może być zmiana o 1 dzień za każdy dzień realizowania robót zamiennych lub dodatkowych, e) z powodu wystąpienia warunków atmosferycznych w tym opadów atmosferycznych lub wysokości temperatury, które uniemożliwiają lub znacząco utrudniają wykonanie robót budowlanych w tym oznakowania poziomego, co do zmiany terminu. Każdy dzień w którym pojawiają się takie warunki atmosferyczne może być podstawą do zmiany terminu o 1 dzień. f) w przypadku wystąpienia zamówień o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2) pzp, których udzielenie powoduje konieczność zmian co do sposobu lub terminu spełnienia świadczenia. 3. O wystąpieniu okoliczności mających wpływ na terminową realizację przedmiotu umowy (i poszczególnych zadań) Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie. 3. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W sytuacji, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1-3 Pzp, każda ze Stron ma prawo wystąpić z wnioskiem zawierającym uzasadnienie i wyliczenie zmiany kosztów realizacji zamówienia i wynikającej z niej zasadności zmianę ceny wraz z propozycją treści aneksu do Umowy. W uzasadnieniu określa się zmianę stanowiącą przyczynę wzrostu kosztów wykonania zamówienia i przedstawia obliczenie wartości wzrostu kosztów wykonania zamówienia wynikające z zaistnienia zmiany. Strona, która otrzymała wniosek, w terminie 10 dni od daty jego otrzymania, ma prawo żądać od drugiej Strony złożenia dodatkowych wyjaśnień, zakwestionować zasadność przedstawionego obliczenia lub treści aneksu do Umowy. Zmiana ceny zawartej w Umowie następuje w dacie podpisania przez Strony aneksu do Umowy lub w dacie przewidzianej w aneksie. Ceny zmienione znajdują zastosowanie wyłącznie do dostaw wykonanych po dacie wejścia w życie aneksu do Umowy, zgodnie ze zdaniem poprzednim. W stosunku do dostaw wykonanych przed datą zmiany cen jednostkowych, zastosowanie znajdą ceny w wysokości niezmienionej.
Zamawiający będzie żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy , szczegóły opisane w SIWZ. Zamawiający żąda by przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożyć umowę regulującą współpracę tych wykonawców.
Część nr: 1 Nazwa: Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej w Luboniu jako odwodnienia parkingu P&R stanowiącego część Poznańskiej Kolei Metropolitalnej oraz uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego zaświadczenia o zakończeniu budowy lub pozwolenia na użytkowanie’’
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej w Luboniu w związku z koniecznością odwodnienia parkingu oraz miejsc postojowych stanowiących część zintegrowanego węzła przesiadkowego. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich obiektów przewidzianych w programie funkcjonalno-użytkowym a także przeprowadzenia prób w zakresie niezbędnym do oddania do eksploatacji, a także pozyskania wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalających na użytkowanie wraz z uzyskaniem tej decyzji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71000000-8, 71320000-7, 71220000-6, 45231000-5, 45200000-9, 45255600-5
Długość gwarancji oraz rękojmi 40,00
Część nr: 2 Nazwa: ,,Zaprojektowanie i wykonanie zintegrowanego węzła przesiadkowego w Luboniu jako istotnego elementu systemu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej oraz uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego zaświadczenia o zakończeniu budowy lub pozwolenia na użytkowanie’’
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zintegrowanego węzła przesiadkowego w Luboniu. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich obiektów przewidzianych w programie funkcjonalno-użytkowym a także przeprowadzenia prób w zakresie niezbędnym do oddania do eksploatacji, a także pozyskania wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalających na użytkowanie wraz z uzyskaniem tej decyzji.

References: art. 12
 art. 24
 art. 24
 art. 24
 art. 86
 art. 24
 art. 6
 art. 26
 art. 25
 art. 25
 art. 87
 art. 144
 art. 144
 art. 142