Source: https://www.scribd.com/doc/101552199/Sustento-de-Ampliacion-de-Plazo-03-Adicional-03-Deductivo-04
Timestamp: 2017-01-22 14:06:42+00:00

Document:
BrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksArticlesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinSUSTENTO DE AMPLIACION DE PLAZO Nº 03 - PARCIALAMPLIACION DE PLAZO PARA EJECUCION DE ADICIONAL DE OBRA Nº 03 1.- DATOS GENERALES
: “MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL CANAL DE IRRIGACION DE LA MARGEN IZQUIERDA DE MANTARO TRAMO PASAJE UMUTO-AV. UNIVERSITARIA”. : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN : SUMA ALZADA. : CONSORCIO DEL CENTRO : ING. LUIS ARTURO SUSANIBAR CHAVEZ : ING. ROLANDO SILVIO PALACIOS CABELLO : S/. 16´835,313.49 : S/. 17´909,907.97 : 20-10-2010 : 300 días : 61 d.c.
Entidad Ejecutora Sistema de Contratación Contratista Supervisor de Obra Residente de Obra Monto Contratado Presupuesto Base Inicio de Plazo Contractual Plazo de Ejecución Ampliación de Plazo Nº 01
2.- ANTECEDENTES Durante la ejecución de la obra se ha presentado la ejecución del Adicional de la obra Nº 03 referente a:…………………………………
3.- JUSTIFICACION LEGAL 3.2.- JUSTIFICACIÓN LEGAL 3.2.1.- BASE LEGAL Artículo 41.-Prestaciones adicionales, reducciones y ampliaciones Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad podrá ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes y servicios hasta por el veinticinco por ciento (25%) de su monto, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, podrá reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje. Tratándose de obras, las prestaciones adicionales podrán ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados, entendidos como aquellos derivados de las sustituciones de obra directamente relacionadas con las prestaciones adicionales de obra, siempre que ambas respondan a la finalidad del contrato original. Para tal efecto, los pagos correspondientes serán aprobados por el Titular de la Entidad. En el supuesto de que resultara indispensable la realización de prestaciones adicionales de obra por deficiencias del Expediente Técnico o situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato, mayores a las establecidas en el segundo párrafo del presente artículo y hasta un máximo de cincuenta por ciento (50%) del monto originalmente contratado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al proyectista, el Titular de la Entidad podrá decidir autorizarlas. Para ello se requerirá contar con la autorización del Titular de la Entidad, debiendo para la ejecución y el pago contar con la autorización previa de la Contraloría General de la República y con la comprobación de que se cuentan con los recursos necesarios. En el caso de adicionales con carácter de emergencia dicha autorización se emitirá previa al pago. La Contraloría General de la República contará con un plazo máximo de quince (15) días hábiles, bajo responsabilidad, para emitir su pronunciamiento. Dicha situación debe ponerse en conocimiento de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República y del Ministerio de Economía y Finanzas, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Alternativamente, la Entidad podrá resolver el contrato, mediante
comunicación escrita al contratista. La decisión de la Entidad o de la Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales, no podrá ser sometida a arbitraje. Tampoco podrán ser sometidas a arbitraje las controversias referidas a la ejecución de las prestaciones adicionales de obra y mayores prestaciones de supervisión que requieran aprobación previa de la Contraloría General de la República. El contratista podrá solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y/o paralizaciones ajenas a su voluntad, debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual. Las discrepancias respecto de la procedencia de la ampliación del plazo se resuelven de conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 40º de la presente norma. De conformidad con el art. 41 de la Ley el artículo 200 del Reglamento indica los siguiente: “Artículo 200.- Causales de ampliación de plazo. “De conformidad con el artículo 41° de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente: 1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
2. Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad. 3. 4. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado.
El Artículo 201.- Procedimiento de ampliación de plazo indica: “Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo. El inspector o supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de
ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad, en un plazo no mayor de siete (7) días, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad emitirá resolución sobre dicha ampliación en un plazo máximo de diez (10) días, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se considerará ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Entidad. Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de ejecución de obra, fuera del cual no se admitirá las solicitudes de ampliaciones de plazo. Cuando las ampliaciones se sustenten en causales diferentes o de distintas fechas, cada solicitud de ampliación de plazo deberá tramitarse y ser resuelta independientemente, siempre que las causales diferentes no correspondan a un mismo periodo de tiempo sea este parcial o total. En tanto se trate de causales que no tengan fecha prevista de conclusión, hecho que deberá ser debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra, la Entidad podrá otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que los contratistas valoricen los gastos generales por dicha ampliación parcial, para cuyo efecto se seguirá el procedimiento antes señalado. La ampliación de plazo obligará al contratista a presentar al inspector o supervisor un calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación PERT-CPM correspondiente, considerando para ello sólo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida, en un plazo que o excederá de diez (10) días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación al contratista de la Resolución que aprueba la ampliación de plazo. El inspector o supervisor deberá elevarlos a la Entidad, con los reajustes concordados con el residente, en un plazo máximo de siete (7) días, contados a partir de la recepción del nuevo calendario presentado por el contratista. En un plazo no mayor de siete (7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del informe del inspector o supervisor, la Entidad deberá pronunciarse sobre dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplazará en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad en el plazo señalado, se tendrá por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor. Cualquier controversia relacionada con el pronunciamiento de la Entidad respecto a las solicitudes de ampliación de plazos podrá ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la comunicación de esta decisión.
El Artículo 202.- Efectos de la modificación del plazo contractual indica: “Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de mayores gastos generales variables iguales al número de días correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto general variable diario, salvo en los casos de obras adicionales que cuentan con presupuestos específicos. Sólo en el caso que la ampliación de plazo sea generada por la paralización de la obra por causas no atribuibles al contratista, dará lugar al pago de mayores gastos generales variables debidamente acreditados, de aquellos conceptos que forman parte de la estructura de gastos generales variables de la oferta económica del contratista o del valor referencial, según el caso. En el supuesto que las reducciones de prestaciones afecten el plazo contractual, los menores gastos generales variables se calcularán siguiendo el procedimiento establecido en el párrafo precedente. En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad ampliará el plazo de los otros contratos celebrados por ésta y vinculados directamente al contrato principal.
4. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado.
Para la ejecución del Adicional de Obra Nº 03 la ampliación del plazo contractual en 130 días calendarios.
Para la ejecución del Adicional de Obra 03 se requiere modificar el plazo de ejecución contractual vigente en 120 días calendarios.
4.- CUANTIFICACIÓN DE LA AMPLIACION DE PLAZO 4.1.- Fecha de Inicio de la Causal 4.2.- Absolución por parte de la Entidad 4.4.- Fecha de finalización de causal : 03 de abril del 2012 : 03 de abril del 2012 : 02 de agosto de 20120
4.5.- Cuantificación en días
: 120 días
5.- CONCLUSIONES 5.1.- Habiendo cumplido el contratista con todo lo normado en la Ley y su reglamento se solicita la ampliación de plazo por (120) CIENTO VEINTE días calendarios. 5.2.- La ampliación de plazo da como consecuencia la modificación de Calendario de Avance de obra Actualizado vigente. 6.- BASE LEGAL 6.1.- Decreto Legislativo Nº 1017 6.2.- Decreto supremo Nº 184-2008-EF
More From This UserGuia de TesisDinamica de SuelosPresiones de Tierra Sobre Muros de ContencionDiseno Pequenos Sistemas Riego AspersionmetradosAMPLIACIÓ..Ley de Contrataciones Con El Estado y Su toMemoria Descriptiva Del ProyectoMODELO DE CONTRATO DE TARJETA DE CRÉDITO (1)
Sign up to vote on this titleUsefulNot usefulSustento de Ampliacion de Plazo 03 Adicional 03 Deductivo 04 by percydelacruzEmbedDownloadRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as DOCX, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less
RelatedInforme Tecnico01-Ampiacion de Plazoby ingenrieo marcoInforme Tecnico de Ampliacion de Plazo de La Supervisionby Luis OrihuelaINFORME DE AMPLIACION DE PLAZO Nº 02by CESARTSAMPLIACION DE PLAZOby rebies80028630 Solicitud Ampliacion de Plazo San Ramonby Salinas FrankAmplaicion de Plazo de Obra_modeloby manuelqsInforme Técnico de Adicionales y Deductivos de Obraby Arnaldo Lener Benites CamposInforme Tecnico Deductivo de Obra N° 01 - PAMPASby Salomon Villafuerte Paredes2.2 Presupuestos Deductivos y Adicionales xby Alexander PalmaAdicional y Deductivo Vinculante Construccion Plaza Heroes de la Demogracias.docxby Alfredo Delfín Bernalampliacion de plazoby Jaime ChuquijaInforme Final Deductivo Adicionalby Jhon R. CarrascoINFORME Nº 043- APROBACION DE DEDUCTIVO DE OBRA Nº 01by Oscar LicotaCalendarios Inicial y Aceleradoby Martin Gallardo AdrianzenINFORME N° 01by api-3711652Valorizacion de Obra.xlsby Christian Zeta ZADICIONAL Y DEDUCTIVO 002.docxby opoooooMedelo de Expediente Adicional y Deductivoby Rubenn ZapanaInforme de paralización de obra supervisionby Kev J Fernándezinforme paralizacion de obra jauja.docxby Edgar Quirita BejarACTA DE ACUERDO DE PARALIZACiÓN DE OBRAby Esaú PalaciosInforme de Compatibilidad de Obraby Elton Chumbimuni TenicelaEsquema Del Informe Mensual Del Residente de Obra REVISADOby Gerson Solis53861263 Informe Tecnico de Ampliacion de Plazo de La Supervisionby German GermaniInforme de Compactibilidad Del Expediente Tecnicoby Kristina PorterFormato Liquidacion obras por contrataby Rene Colque OLiquidacion de Obraby principevaleLiquidacion de obra revisada.xlsby carlesmiguelSimilar to Sustento de Ampliacion de Plazo 03 Adicional 03 Deductivo 04Informe Tecnico01-Ampiacion de PlazoInforme Tecnico de Ampliacion de Plazo de La SupervisionINFORME DE AMPLIACION DE PLAZO Nº 02AMPLIACION DE PLAZO80028630 Solicitud Ampliacion de Plazo San RamonAmplaicion de Plazo de Obra_modeloInforme Técnico de Adicionales y Deductivos de ObraInforme Tecnico Deductivo de Obra N° 01 - PAMPAS2.2 Presupuestos Deductivos y Adicionales xAdicional y Deductivo Vinculante Construccion Plaza Heroes de la Demogracias.docxampliacion de plazoInforme Final Deductivo AdicionalINFORME Nº 043- APROBACION DE DEDUCTIVO DE OBRA Nº 01Calendarios Inicial y AceleradoINFORME N° 01Valorizacion de Obra.xlsADICIONAL Y DEDUCTIVO 002.docxMedelo de Expediente Adicional y DeductivoInforme de paralización de obra supervisioninforme paralizacion de obra jauja.docxACTA DE ACUERDO DE PARALIZACiÓN DE OBRAInforme de Compatibilidad de ObraEsquema Del Informe Mensual Del Residente de Obra REVISADO53861263 Informe Tecnico de Ampliacion de Plazo de La SupervisionInforme de Compactibilidad Del Expediente TecnicoFormato Liquidacion obras por contrataLiquidacion de ObraLiquidacion de obra revisada.xlsLIQUIDACION TECNICAInforme de Compatibilidad de Terreno Con Expediente TecnicoSustento de Ampliacion de Plazo 03 Adicional 03 Deductivo 04

References: Artículo 41
 artículo 40
 artículo 200
 artículo 41
 Artículo 201
 resolución 
 Resolución 
 Artículo 202