Source: http://docplayer.it/119151-Lavori-in-corso-su-ordinazione.html
Timestamp: 2017-07-22 20:49:12+00:00

Document:
Lavori in corso su ordinazione - PDF
Download "Lavori in corso su ordinazione"
Annabella Mariani
1 OIC ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ PRINCIPI CONTABILI Lavori in corso su ordinazione Agosto 2014 Copyright OIC2 3 PRESENTAZIONE L Organismo Italiano di Contabilità (OIC) si è costituito, nella veste giuridica di fondazione, il 27 novembre L OIC predispone i principi contabili per la redazione dei bilanci d esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali. Inoltre, l OIC, quale standard setter nazionale in materia contabile, partecipa all attività di elaborazione dei principi contabili internazionali, fornendo supporto tecnico agli organismi internazionali competenti e coordinando i propri lavori con le attività degli altri standard setter europei. L OIC svolge altresì un opera di assistenza al legislatore nazionale nell emanazione delle norme in materia contabile e connesse per l adeguamento della disciplina interna di bilancio alle direttive europee e ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea. L OIC si propone infine la promozione della cultura contabile ed il progresso della prassi aziendale e professionale con la pubblicazione di documenti e ricerche in materia, nonché con l organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio. Per il conseguimento dei compiti assegnati, i Fondatori hanno concepito e realizzato un assetto istituzionale in grado di assicurare, negli organi che governano la Fondazione, una equilibrata presenza delle parti sociali private e pubbliche interessate all informazione contabile e, al contempo, atta a garantire il soddisfacimento dei requisiti di imparzialità e indipendenza delle scelte. Il conseguimento dell autorevolezza necessaria per influire efficacemente in ambito nazionale e internazionale sulla disciplina dell informazione contabile è infatti maggiore quanto più ampia e rappresentativa è la composizione dei soggetti investiti dei ruoli decisionali. Il governo dell OIC è attribuito ai seguenti organi: Collegio dei Fondatori, Consiglio di Sorveglianza, Consiglio di Gestione, Comitato Tecnico-Scientifico e Collegio dei Revisori. I principi contabili, le guide operative e le applicazioni dell OIC sono soggetti, ai sensi dell art. 12 dello Statuto, al parere dell Agenzia delle Entrate, della Banca d Italia, della CONSOB, dell IVASS e dei Ministeri competenti nella fattispecie. L eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Gestione. 14 OIC 23 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE INTRODUZIONE 1. L OIC ha elaborato una nuova edizione dell OIC 23, allo scopo di renderne più agevole la lettura e l utilizzo. Le variazioni apportate hanno comportato un riordino generale della tematica e un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC. 2. Con riguardo ai temi di dettaglio, rispetto al precedente OIC 23 (nella versione rivista del 13 luglio 2005) si è provveduto a: stralciare i paragrafi riguardanti le commesse in valuta estera, trattate nel nuovo OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera ; aggiungere per esigenza di chiarezza alcune definizioni, tra cui: ricavi e costi di commessa, ricavo maturato, revisione prezzo, varianti, stato avanzamento lavori, incentivi; definire in modo puntuale i requisiti necessari per l applicazione del criterio della percentuale di completamento (esistenza di un contratto vincolante tra le parti, risultato della commessa stimato attendibilmente, diritto al corrispettivo che matura con ragionevole certezza con l esecuzione dei lavori, non vi sono incertezze relative a condizioni contrattuali o fattori esterni che rendano dubbia la capacità dei contraenti di adempiere le proprie obbligazioni); chiarire che, in presenza di commesse di breve termine, è possibile applicare o il criterio della commessa completata (in quanto non produce normalmente effettivi distorsivi) o il criterio della percentuale di completamento; con riguardo agli anticipi ed acconti, chiarire che al momento della rilevazione iniziale sono iscritti nel passivo patrimoniale, mentre al momento della fatturazione definitiva dei lavori, essi sono stornati dal passivo con contropartita la rilevazione di un ricavo alla voce A1 ricavi delle vendite e delle prestazioni. La rilevazione a ricavo è effettuata solo quando vi è la certezza che il ricavo maturato sia definitivamente riconosciuto all appaltatore quale corrispettivo del valore dei lavori eseguiti. Viceversa, fino a quando non vi è questa certezza, gli anticipi e gli acconti continuano ad essere rilevati tra le passività; prevedere che la perdita probabile per il completamento della commessa è rilevata a decremento del valore dei lavori in corso su ordinazione; solo nel caso in cui la perdita è superiore a tale valore si rileva un fondo rischi ed oneri. Rispetto alla precedente versione dell OIC 23, si elimina dunque l alternativa di rilevare la perdita probabile al fondo rischi e oneri, anche quando la perdita è inferiore al valore dei lavori in corso; introdurre nuove indicazioni relativamente agli incentivi e alle richieste di corrispettivi aggiuntivi, prevedendo che essi siano inclusi tra i ricavi di commessa quando: a) entro la data del bilancio vi è l accettazione formale del committente degli incentivi o delle richieste di corrispettivi aggiuntivi; ovvero b) pur in assenza di una formale accettazione, alla data del bilancio è altamente probabile che l incentivo o la richiesta di corrispettivi aggiuntivi sia accettata sulla base delle più recenti informazioni e dell esperienza storica; modificare il trattamento contabile dei costi per l acquisizione della commessa e dei costi preoperativi; il nuovo principio prevede che, al rispetto di determinate condizioni, essi siano inclusi tra i costi della commessa e non più capitalizzati ed ammortizzati come 25 immobilizzazioni immateriali. 3. Rispetto alla versione del principio posta in consultazione nel 2013 si rilevano le seguenti differenze: è stato precisato che il termine appaltatore (o società appaltatrice) è sinonimo di esecutore del lavoro ; è stato previsto che, nel caso di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale si applica il criterio della percentuale di completamento quando sono soddisfatte determinate condizioni; quando tali condizioni non sono soddisfatte, la valutazione dei lavori è effettuata secondo il criterio della commessa completata. Nella versione dell OIC 23 posta in consultazione si prevedeva che nel caso di rispetto della condizioni era preferibile applicare il criterio della percentuale di completamento; in caso contrario, era applicato il criterio della commessa completata; è stato precisato che i costi pre-operativi (e i costi per l acquisizione della commessa), inclusi tra i costi della commessa, partecipano al margine di commessa in funzione dell avanzamento dei lavori; sono state inserite alcune indicazioni con riguardo alla capitalizzazione degli oneri finanziari nel caso di applicazione del metodo della percentuale di completamento. 36 INDICE FINALITÀ DEL PRINCIPIO. 1-2 AMBITO DI APPLICAZIONE DEFINIZIONI 7-22 Tipologie di commessa CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI RICAVI E COSTI DI COMMESSA Ricavi di commessa. 29 Costi di commessa CRITERI DI VALUTAZIONE Modifica dei criteri di valutazione RILEVAZIONE DEI COSTI E RICAVI DI COMMESSA Applicazione del criterio della percentuale di completamento Metodologie per la determinazione dello stato di avanzamento Metodo del costo sostenuto Metodo delle ore lavorate Metodo delle unità consegnate Metodo delle misurazioni fisiche Corrispettivi unitari e corrispettivi frazionati Applicazione del criterio della commessa completata ALTRE TIPOLOGIE DI RICAVI DI COMMESSA ALTRE TIPOLOGIE DI COSTI DI COMMESSA MATERIALI IN ATTESA DI IMPIEGO NELLA 106 COMMESSA RILEVAZIONE DI PERDITE PROBABILI... PREVENTIVI DI COSTO E RICAVO PROVENTI E ONERI FINANZIARI RETTIFICHE DI RICAVO O COSTO DOPO LA CHIUSURA DELLA COMMESSA RITENUTE A GARANZIA. 119 NOTA INTEGRATIVA7 DATA DI ENTRATA IN VIGORE. 123 APPENDICE A I LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA APPENDICE B ESEMPIO DI AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO DI COSTO 58 FINALITÀ DEL PRINCIPIO 1. Il principio contabile OIC 23 ha lo scopo di definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei lavori in corso su ordinazione nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. 2. Per la contabilizzazione dei lavori in corso su ordinazione è necessario adottare un efficace sistema di previsione e rendicontazione interna. La società esamina e, se necessario, rivede periodicamente le stime dei ricavi e dei costi di commessa. Tale sistema assume caratteristiche differenti a seconda del criterio di valutazione adottato e delle metodologie applicative seguite. AMBITO DI APPLICAZIONE 3. Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile. 4. Il principio si applica per la contabilizzazione dei lavori in corso su ordinazione nei bilanci degli appaltatori o degli esecutori del lavoro. Nel principio il termine appaltatore (o società appaltatrice) è sinonimo di esecutore del lavoro. 5. Il principio non si applica alle seguenti attività: i beni che normalmente sono prodotti per il magazzino e successivamente rivenduti (OIC 13 Rimanenze ); beni strumentali prodotti internamente (OIC 16 Immobilizzazioni materiali ). 6. Nel caso in cui un altro principio contabile disciplini uno specifico aspetto della disciplina contabile dei lavori in corso su ordinazione, la società fa riferimento a quel principio per il trattamento della fattispecie particolare. DEFINIZIONI 7. Un lavoro in corso su ordinazione (o commessa) si riferisce a un contratto, di durata normalmente ultrannuale, per la realizzazione di un bene (o una combinazione di beni) o per la fornitura di beni o servizi non di serie che insieme formino un unico progetto, ovvero siano strettamente connessi o interdipendenti per ciò che riguarda la loro progettazione, tecnologia e funzione o la loro utilizzazione finale. I lavori su ordinazione sono eseguiti su ordinazione del committente secondo le specifiche tecniche da questi richieste. 8. I lavori in corso su ordinazione sono normalmente affidati con contratti di appalto o altri atti aventi contenuti economici simili (ad esempio, la vendita di cosa futura, alcuni tipi di concessioni amministrative) concernenti la realizzazione di opere, edifici, strade, ponti, dighe, navi, impianti, la fornitura di servizi direttamente correlati alla realizzazione di un opera (ad esempio, servizi di progettazione) o la fornitura di più beni o servizi pattuiti come oggetto unitario. 69 9. Per lavoro in corso su ordinazione di durata ultrannuale s intende un contratto di esecuzione che investe un periodo superiore a dodici mesi. Per durata s intende il tempo che intercorre tra la data d inizio di realizzazione dei beni e/o servizi e la data di ultimazione e consegna dei beni e/o prestazione dei servizi entrambe determinate dal contratto; ciò indipendentemente dalla data in cui si è perfezionato il contratto. 10. I ricavi di commessa (o ricavi a preventivo) sono costituiti dai corrispettivi complessivi pattuiti tra il committente e l appaltatore per l esecuzione o la fornitura dei beni e/o servizi previsti nel contratto. I costi di commessa (o costi a preventivo) comprendono i costi attribuibili a una commessa che si stima di sostenere per l esecuzione o la fornitura dei beni e/o servizi previsti nel contratto. Il risultato (o margine) di commessa rappresenta la differenza tra i ricavi di commessa e i costi di commessa. 11. I costi consuntivi di commessa rappresentano i costi sostenuti riferiti a una commessa nel periodo compreso tra la data di stipulazione del contratto ed una certa data antecedente al completamento della commessa stessa (ad esempio alla data di redazione del bilancio). 12. Lo stato di avanzamento (o percentuale di completamento) rappresenta, in termini percentuali o in base a misurazioni fisiche, l entità dei lavori in corso già eseguiti dall appaltatore ad una certa data antecedente al completamento della commessa (ad esempio alla data di redazione del bilancio). 13. Il ricavo maturato (o corrispettivo maturato) rappresenta la quota dei ricavi di commessa determinata con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori ad una certa data. 14. Gli anticipi rappresentano importi addebitati ai committenti generalmente prima dell inizio o all inizio dei lavori. Gli acconti (o fatturato di rata) rappresentano importi addebitati, in via non definitiva, ai committenti in corso d opera a fronte dei lavori eseguiti, non necessariamente determinati in funzione del valore dei lavori eseguiti (generalmente per ragioni finanziarie). 15. La revisione prezzi rappresenta una maggiorazione dei ricavi di commessa in base a formule o indici espressamente previsti dal contratto per il riconoscimento, da parte del committente o di terzi, di un ammontare a titolo di rimborso del maggior onere derivante dall aumentato costo di alcuni fattori produttivi. 16. Le varianti rappresentano delle richieste del committente che modificano l oggetto del lavoro originario che deve essere svolto in base al contratto. 17. Le altre richieste di corrispettivi aggiuntivi (claim) rappresentano corrispettivi aggiuntivi a fronte di maggiori oneri sostenuti per cause imputabili al committente, a maggiori lavori eseguiti o varianti di lavori non formalizzate in atti aggiuntivi. 18. Gli incentivi rappresentano ammontari addizionali dei ricavi di commessa previsti contrattualmente al raggiungimento (o superamento) di determinati obiettivi. Tipologie di commessa 19. In base alla determinazione del prezzo complessivo dell opera, è possibile individuare due tipi di 710 contratti: contratti a corrispettivo predeterminato; contratti con corrispettivo basato sul costo consuntivo più il margine. 20. Nei contratti a corrispettivo predeterminato, l appaltatore si impegna ad eseguire l opera sulla base di un prezzo contrattuale predeterminato o dei prezzi pre-determinati per le singole voci di lavoro. Al fine di contenere i rischi dell impegno assunto, il prezzo predeterminato può essere oggetto di clausole di revisione di prezzo per adeguarlo ad aumenti dei relativi costi. Altri motivi tipici che portano ad una variazione del prezzo possono essere, ad esempio, la richiesta di modifiche all originario progetto da parte del committente, regolamentato da un apposito atto aggiuntivo (ad esempio, varianti in corso d opera) o l adeguamento ex lege (articolo 1664 codice civile). Ai contratti a corrispettivo predeterminato possono essere ricollegati quelli basati sulle unità prodotte, nei quali viene stabilito contrattualmente un prezzo fisso per unità di prodotto. Il prezzo complessivo finale varia dunque in relazione alle quantità prodotte. 21. Nei contratti con corrispettivo basato sul costo consuntivo più il margine, il corrispettivo riconosciuto all appaltatore è determinato dai costi sostenuti, specificamente previsti dal contratto, maggiorati di una percentuale dei costi stessi a titolo di recupero di spese generali e di altre spese non specificamente rimborsabili, oltre che del profitto, ovvero di un importo fisso. In entrambi i casi, la determinazione del margine è stabilita contrattualmente. Il margine dell appaltatore può essere proporzionale ai costi sostenuti ovvero essere predeterminato se calcolato come percentuale fissa dei costi stimati inizialmente. Nei contratti con corrispettivo basato sul costo consuntivo, il corrispettivo contrattuale non è predeterminato, ma è calcolato in funzione dei costi sostenuti dall appaltatore. 22. Alcuni lavori in corso su ordinazione possono avere caratteristiche sia del contratto a corrispettivo predeterminato sia del contratto con corrispettivo basato sul costo più il margine; è, ad esempio, il caso di una commessa a margine garantito con un prezzo massimo concordato. CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI 23. L articolo 2424 del codice civile prevede che i lavori in corso su ordinazione sono iscritti nell attivo dello stato patrimoniale tra le rimanenze nella voce C3 lavori in corso su ordinazione. 24. I crediti per fatture emesse per anticipi, acconti o corrispettivi acquisiti a titolo definitivo sono iscritti nell attivo circolante alla voce CII1 verso clienti o alle successive voci 2, 3 e 4, se verso controllate, collegate e controllanti. In contropartita all iscrizione del credito, gli anticipi e gli acconti sono rilevati tra le passività alla voce dei debiti D6 acconti e i corrispettivi acquisiti a titolo definitivo sono rilevati come previsto nel paragrafo Nella classe B del passivo Fondi per rischi e oneri sono rilevati alla voce B3 altri gli accantonamenti per i costi da sostenersi dopo la chiusura della commessa, nonché quelli relativi al fondo per perdite probabili su commessa. 26. Nel conto economico, i corrispettivi acquisiti a titolo definitivo sono rilevati alla voce A1 ricavi 811 delle vendite e delle prestazioni della classe Valore della produzione, mentre il valore della produzione eseguita nell esercizio, al netto di quella portata a ricavo, è rilevato alla voce A3 variazione dei lavori in corso su ordinazione della stessa classe. 27. I costi di commessa sostenuti per l esecuzione dei lavori in corso su ordinazione sono rilevati nella classe B del conto economico classificati per natura come previsto dall articolo 2425 del codice civile. 28. Gli impegni contrattualmente assunti per beni o servizi non ancora eseguiti sono iscritti fra gli altri conti d ordine. RICAVI E COSTI DI COMMESSA Ricavi di commessa 29. I ricavi di commessa comprendono: il prezzo stabilito contrattualmente; le maggiorazioni per revisione prezzi; i corrispettivi per beni o prestazioni aggiuntive (ad esempio, le varianti); corrispettivi aggiuntivi conseguenti ad eventi i cui effetti siano contrattualmente o per legge a carico del committente; gli incentivi dovuti all appaltatore per il raggiungimento di determinati obiettivi; le rettifiche di prezzo stabilite con patti aggiuntivi; gli altri proventi accessori (ad esempio, i proventi derivanti dalla vendita di eccedenze di materiali non utilizzati o dalla dismissione di impianti e attrezzature al termine della commessa). Costi di commessa 30. I costi di commessa includono: a) i costi direttamente riferibili alla commessa (costi diretti); b) i costi riferibili all intera attività produttiva e ripartiti, per imputazione, sulle singole commesse (costi indiretti); c) ogni altro costo addebitabile al committente sulla base delle clausole contrattuali. 31. I costi diretti, a titolo esemplificativo, comprendono: i costi dei materiali utilizzati per la realizzazione dell opera; i costi della manodopera (nel caso di opere realizzate in uno specifico cantiere, tali costi includono tutta la manodopera di cantiere, incluso il personale direttivo e quello addetto ai servizi generali); i costi dei subappaltatori; le spese del trasferimento di impianti e di attrezzature al cantiere; i costi per l impianto e lo smobilizzo del cantiere; 912 gli ammortamenti dei macchinari impiegati; i costi di locazione di impianti e macchinari; le royalty per brevetti utilizzati per l opera; i costi per fidejussioni e assicurazioni specifiche; i costi di progettazione (se riferibili direttamente alla commessa). Parte di tali costi è sostenuta durante la fase di avvio della commessa e rappresentano costi preoperativi. 32. I costi indiretti comprendono a titolo esemplificativo: i costi di progettazione (se tali costi si riferiscono all intera attività produttiva o sono attribuibili a più commesse); i costi generali di produzione o industriali, per la cui imputazione si rinvia all OIC 13 Rimanenze ; i costi di assicurazione. 33. I costi indiretti sono imputati alle singole commesse con criteri sistematici e razionali sulla base del livello ordinario dell attività di costruzione; tali criteri sono applicati coerentemente a tutti i costi che hanno caratteristiche simili. L attribuzione dei costi indiretti alle singole commesse avviene solitamente sulla base di un organizzazione gestionale e di contabilità industriale strutturata secondo centri di costo. 34. Le spese generali (amministrative e di vendita), le spese generali di ricerca e sviluppo si riferiscono all attività aziendale in quanto tale e non sono considerate ai fini della determinazione dei costi di commessa. 35. I costi sostenuti per l acquisizione di una commessa, i costi pre-operativi, gli oneri sostenuti dopo la chiusura della commessa, gli oneri finanziari sono trattati nei paragrafi e CRITERI DI VALUTAZIONE 36. L articolo 2426, numero 11 prevede che i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza. Tenuto conto che, fin dall inizio dell attività di produzione, il bene o il servizio è stato commissionato all appaltatore e il corrispettivo è stato contrattualmente stabilito, il codice civile ammette la possibilità di riconoscere il risultato della commessa negli esercizi in cui i lavori sono eseguiti (metodo della percentuale di completamento). 37. I criteri per la valutazione dei lavori in corso su ordinazione previsti dal codice civile sono: il criterio della commessa completata (ex articolo 2426, numero 9): i lavori sono valutati al costo; il criterio della percentuale di completamento (ex articolo 2426, numero 11): i lavori sono valutati sulla base del corrispettivo contrattuale maturato ancorché superiore al costo. 38. Il criterio della percentuale di completamento soddisfa il principio della competenza economica, in quanto consente la rilevazione dei costi, dei ricavi e del risultato di commessa negli esercizi in 1013 cui i lavori sono eseguiti. Il criterio non viola il principio della prudenza e della realizzazione in quanto vi è un diritto al ricavo (corrispettivo) maturato derivante dall esistenza di un contratto, ovvero dall obbligo del committente di pagare il corrispettivo. Inoltre, il requisito della ragionevole certezza, previsto dal citato numero 11, impone di tenere conto delle difficoltà a stimare la percentuale di maturazione del corrispettivo e le prevedibili contestazioni del committente. La contabilizzazione secondo il criterio della percentuale di completamento può essere ammessa solo quando esiste un contratto vincolante per le parti ed è attendibilmente stimabile il risultato della commessa. 39. Il criterio della commessa completata comporta la valutazione delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione non in base al corrispettivo contrattuale previsto, bensì al costo sostenuto per la commessa, anzi al minore fra il costo e il presumibile valore di realizzo, secondo la regola generale di valutazione delle rimanenze di cui al numero 9 dell articolo Il riconoscimento dei ricavi di commessa e dell utile di commessa avviene interamente al completamento della stessa, ossia nel momento in cui le opere sono ultimate e consegnate o i servizi sono resi. 40. A differenza del criterio della commessa completata, il criterio della percentuale di completamento permette di raggiungere in modo corretto l obiettivo della contabilizzazione per competenza economica dei lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale. Il criterio della percentuale di completamento prevede, infatti, il riconoscimento del risultato della commessa con l avanzamento dei lavori. Il criterio si basa sull assunto che i ricavi di commessa maturano con ragionevole certezza e sono iscritti in bilancio man mano che i lavori sono eseguiti, consentendo così di assegnare quote di risultato economico agli esercizi nei quali la produzione viene ottenuta. Il criterio della percentuale di completamento è, pertanto, quello che consente la corretta rappresentazione in bilancio dei risultati dell attività dell appaltatore in ciascun esercizio. 41. Il criterio della commessa completata, pur presentando il vantaggio di avere il risultato della commessa determinato sulla base di dati consuntivi, anziché in base alla previsione dei ricavi da conseguire e dei costi da sostenere, ha lo svantaggio di non consentire il riconoscimento del risultato della commessa in base allo stato di avanzamento dei lavori già eseguiti. Tale metodologia genera dunque andamenti irregolari dei risultati d esercizio, in quanto la rilevazione degli stessi avviene solo al completamento della commessa senza riflettere l attività svolta dall appaltatore. 42. Per i motivi sopraindicati, nel caso di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale si applica il criterio della percentuale di completamento se sono soddisfatte le condizioni previste ai paragrafi Se non sono soddisfatte tali condizioni, la valutazione dei lavori è effettuata secondo il criterio della commessa completata. 43. Nel caso di commesse di durata inferiore all anno, tenuto conto che generalmente l utilizzo del criterio della commessa completata non genera andamenti irregolari nei risultati d esercizio, possono utilizzarsi entrambi i criteri di valutazione. 44. Il criterio di valutazione è applicato in modo coerente e costante per gruppi omogenei di commessa (ad esempio, tipologie di bene e/o servizi, durata della commessa). 1114 45. Il criterio della percentuale di completamento può essere adottato quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: 1) esiste un contratto vincolante per le parti che ne definisca chiaramente le obbligazioni e, in particolare, il diritto al corrispettivo per l appaltatore; 2) il diritto al corrispettivo per la società che effettua i lavori matura con ragionevole certezza via via che i lavori sono eseguiti (cfr. paragrafo 48); 3) non sono presenti situazioni di incertezza relative a condizioni contrattuali o fattori esterni di tale entità da rendere dubbia la capacità dei contraenti a far fronte alle proprie obbligazioni (ad esempio, l obbligo dell appaltatore nel completare i lavori); 4) il risultato della commessa può essere attendibilmente misurato. 46. Nei contratti a corrispettivo predeterminato, il risultato della commessa può essere attendibilmente stimato quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: i ricavi di commessa possono essere determinati con attendibilità; è ragionevolmente certo che i ricavi di commessa saranno incassati dall appaltatore; i costi di commessa necessari per completare i lavori e lo stato di avanzamento alla data di riferimento del bilancio possono essere determinati in modo attendibile; i costi di commessa attribuibili al contratto possono essere identificati con chiarezza e determinati con attendibilità, cosicché i costi di commessa sostenuti possono essere comparati con le stime precedenti. 47. Nei contratti con corrispettivo basato sul costo consuntivo più il margine, il risultato della commessa può essere attendibilmente stimato solo se: i costi di commessa attribuibili al contratto, che siano o no specificatamente rimborsabili, possono essere identificati con chiarezza e determinati con attendibilità; è ragionevolmente certo che i ricavi di commessa saranno incassati dall appaltatore. 48. Con riferimento alla condizione di cui al paragrafo 45, n. 2, il corrispettivo può, ad esempio, considerarsi maturato quando il contratto garantisce alla società che effettua i lavori, in caso di recesso del committente, il diritto al risarcimento dei costi sostenuti e di un congruo margine. Modifica dei criteri di valutazione 49. La modifica dei criteri di valutazione è ammessa dall articolo 2423-bis solo in casi eccezionali. Qualora da un esercizio all altro si modificasse il criterio di valutazione, nella nota integrativa del bilancio dell appaltatore sono indicate le ragioni del cambiamento e gli effetti sull utile dell esercizio e sulla situazione patrimoniale e finanziaria che ne derivano. Il trattamento contabile e l informativa da fornire nella nota integrativa con riferimento al cambiamento dei principi contabili sono disciplinati dall OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti interventi dopo la chiusura dell esercizio. 50. Analoga disciplina si applica anche nel caso in cui venisse modificata, da un esercizio ad un altro, la metodologia utilizzata per stimare lo stato di avanzamento dei lavori per la stessa tipologia di commesse. 1215 RILEVAZIONE DEI COSTI E RICAVI DI COMMESSA Applicazione del criterio della percentuale di completamento 51. L applicazione del criterio della percentuale di completamento prevede: la valutazione delle rimanenze per lavori in corso su ordinazione in misura corrispondente al ricavo maturato alla fine di ciascun esercizio, determinato con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori; la rilevazione dei ricavi e costi di commessa nell esercizio in cui i lavori sono eseguiti, fatto salvo il caso delle perdite probabili da sostenere per il completamento della commessa che sono rilevate nell esercizio in cui sono prevedibili. 52. Nel conto economico il valore delle opere o servizi eseguiti nell esercizio viene rilevato nel valore della produzione, calcolato come somma algebrica tra: i ricavi dalle vendite e prestazioni (voce A1) che riflettono i lavori liquidati in via definitiva nell esercizio; la variazione dei lavori in corso su ordinazione (voce A3) pari alla variazione delle rimanenze per lavori eseguiti e non ancora liquidati in via definitiva rispettivamente all inizio ed alla fine dell esercizio. 53. Tra i costi della produzione sono rilevati i costi riferibili a tali opere e servizi sostenuti nell esercizio, classificati per natura. 54. Nell ambito dei lavori in corso su ordinazione spesso le fatturazioni effettuate dall appaltatore nei confronti del committente non riflettono lo stato di avanzamento dei lavori. Normalmente, le fatturazioni sono predeterminate contrattualmente a scadenze prestabilite; talvolta sono connesse a stati di avanzamento (SAL) predisposti insieme al committente. 55. Al momento della rilevazione iniziale, gli anticipi e gli acconti sono iscritti tra le passività alla voce D6 acconti. Nel caso di fatturazione definitiva dei lavori, gli anticipi e gli acconti sono stornati dal passivo in contropartita alla rilevazione di un ricavo nella voce A1 ricavi delle vendite e delle prestazioni. Se l ammontare dei corrispettivi acquisiti a titolo definitivo è superiore al ricavo maturato, la differenza è rilevata nel passivo alla voce D6 acconti con contropartita nel conto economico alla voce A3 variazione dei lavori in corso su ordinazione. Si tratta, infatti, di un ricavo anticipato. Nel caso di fatturazione provvisoria dei lavori, gli anticipi e gli acconti continuano ad essere rilevati nel passivo alla voce D6 acconti. 56. La rilevazione a ricavo è effettuata dunque solo quando vi è la certezza che il ricavo maturato sia definitivamente riconosciuto all appaltatore quale corrispettivo del valore dei lavori eseguiti. Tale certezza normalmente si basa sugli stati di avanzamento lavori (SAL) predisposti in contraddittorio con il committente e accettati dallo stesso committente. Si tratta dunque di corrispettivi acquisiti in via definitiva. 57. Le fatturazioni determinate contrattualmente costituiscono generalmente delle anticipazioni finanziarie e sono pertanto contabilizzate tra le passività come anticipi da clienti. Tuttavia, 1316 quando trovano corrispondenza con il valore dei lavori eseguiti, sono imputati a ricavo nei limiti di tale valore se vi è la certezza che il ricavo maturato sia definitivamente riconosciuto all appaltatore. 58. Tenuto conto dell articolo 2424 codice civile che prevede la separata indicazione degli importi esigibili oltre l esercizio successivo, gli anticipi e gli acconti sono classificati generalmente come importi esigibili entro l esercizio successivo. 59. L applicazione del criterio della percentuale di completamento o dello stato d avanzamento comporta in via esemplificativa quanto segue: determinare l ammontare dei ricavi di commessa; predisporre un preventivo di costo, secondo l iter con cui deve essere svolto il lavoro; rilevare i costi consuntivi nel corso della commessa; accertare che la rilevazione dei costi di commessa venga effettuata in modo tempestivo e coerente con l avanzamento fisico dei lavori; aggiornare periodicamente il preventivo di costo, tenendo conto delle variazioni tra costi consuntivi e preventivi che si sono manifestate nel corso dell avanzamento dei lavori. L aggiornamento del preventivo e l accertamento della completezza dei costi relativi ad uno stato d avanzamento comporta di correlare i costi accumulati allo stato d avanzamento, aggiungendo i costi necessari per il completamento; aggiornare la previsione dei ricavi di commessa; determinare lo stato d avanzamento sulla base del metodo più appropriato; accertare periodicamente se per il completamento della commessa si debba sostenere una perdita; effettuare gli accantonamenti per i costi da sostenersi dopo la chiusura della commessa, inclusi quelli per i quali la documentazione non è stata ancora ricevuta. Metodologie per la determinazione dello stato di avanzamento 60. Lo stato di avanzamento dei lavori (o percentuale di completamento) consente di accertare il ricavo maturato alla fine di ciascun esercizio e dunque il valore delle rimanenze dei lavori in corso su ordinazione (voce C3) e il valore della produzione eseguita nell esercizio da rilevare a conto economico (voce A3). Vi sono differenti metodologie per determinare lo stato di avanzamento dei lavori. L appaltatore adotta il metodo che misura attendibilmente il lavoro svolto, tenuto conto anche della tipologia di commessa e del sistema di previsione e rendicontazione interna. 61. Alcuni metodi sono basati su valori o dati di carico della commessa. Altri sono basati sulla misurazione della produzione effettuata. Tra i metodi basati sui valori o dati di carico della commessa rientrano il metodo del costo sostenuto e quello delle ore lavorate o del valore aggiunto. Tra i metodi basati sulla misurazione della produzione effettuata rientrano il metodo delle misurazioni fisiche e quello delle unità consegnate. 62. Va tenuto presente che vi sono casi in cui nella fase iniziale della commessa non si ha una base adeguata per una ragionevole stima dell attività svolta dall azienda. In tali casi si rende necessario 1417 attendere un certo avanzamento dei lavori prima di riconoscere l utile sui lavori eseguiti. 63. Il metodo prescelto per determinare lo stato di avanzamento è applicato in modo costante sia nel tempo sia, in presenza di tipologie similari di commesse, nell ambito della stessa impresa. Se in casi eccezionali, per mutate circostanze o per altre ragioni, si rende opportuno cambiare tale metodo, è obbligatorio ai sensi dell articolo 2423-bis, comma 2, codice civile indicare nella nota integrativa le ragioni del cambiamento e i relativi effetti sull utile dell esercizio e sul patrimonio netto. Metodo del costo sostenuto (cost to cost) 64. Per determinare la percentuale di completamento con il metodo del costo sostenuto (cost-to-cost), i costi di commessa sostenuti ad una certa data sono rapportati ai costi di commessa totali stimati. La percentuale è successivamente applicata al totale dei ricavi stimati di commessa, ottenendone il valore da attribuire ai lavori eseguiti e, quindi, i ricavi maturati a tale data. I costi effettivi da utilizzare sono quelli idonei a misurare lo stato di avanzamento (cfr. paragrafi 30-35). L applicazione di tale metodo presuppone, in particolare: l esistenza di un sistema procedurale interno che consenta stime attendibili e aggiornate dei costi e ricavi totali di commessa; la possibilità oggettiva di formularle, tenuto conto della tipologia dei lavori, delle clausole contrattuali, ecc. 65. L aggiornamento delle stime può comportare una variazione dei costi e dei ricavi complessivi e, quindi, del margine di commessa. L effetto delle variazioni del margine di commessa stimato, relativamente ai lavori eseguiti, è di competenza dell esercizio in cui l aggiornamento si verifica. 66. La variazione del margine di commessa stimato incide positivamente o negativamente nella valutazione a fine esercizio dei lavori eseguiti a tale data e, fermo rimanendo il valore dei lavori all inizio dell esercizio, i suoi effetti calcolati sull attività già svolta si riflettono interamente sul valore della produzione dell esercizio, mentre gli esercizi successivi tengono conto della nuova stima per la quota relativa alle attività ancora da svolgere (cfr. Appendice B). 67. Nella determinazione della percentuale di completamento con il metodo del costo sostenuto sono esclusi tutti i costi relativi ad attività future la cui inclusione porterebbe ad un risultato distorto in relazione all effettivo avanzamento della commessa (ad esempio, i materiali acquistati per l esecuzione della commessa ma non ancora impiegati e l ammontare fatturato dai subappaltatori in eccedenza ai lavori da essi eseguiti). Se tali costi fossero considerati nella determinazione della percentuale di completamento, l avanzamento dell opera risulterebbe proporzionalmente maggiore del suo effettivo avanzamento fisico. Tali costi sono dunque sospesi e non sono utilizzati per la valutazione dei lavori eseguiti. In particolare, i materiali acquistati per l esecuzione dell opera sono esposti, tra le rimanenze e come tali valorizzati. 68. Sono invece inclusi i componenti o le parti non ancora installati prodotti ad hoc dall impresa o da terzi, ossia esclusivamente secondo le caratteristiche previste dai disegni tecnici della commessa. 69. Si rende necessario che i costi accumulati da assumere come base per la determinazione della percentuale di completamento rappresentino l avanzamento del lavoro svolto, inteso come lavoro di costruzione eseguito (valore aggiunto). 1518 70. Nell applicazione del metodo del costo sostenuto, di norma, si tiene conto, tra i costi, anche di quelli dei subappaltatori per il lavoro da essi già svolto, escludendo quindi gli anticipi. I contratti con i subappaltatori variano da caso a caso. Se di tali costi si debba tenere conto in base allo stato di avanzamento del lavoro svolto dai subappaltatori o al completamento da parte loro di singole fasi ovvero al completamento dell intero lavoro ad essi assegnato, dipende dalle varie fattispecie, dalla struttura di cui dispone l appaltatore per verificare lo stato di avanzamento, dalla possibilità pratica di poterlo fare, ecc. Metodo delle ore lavorate 71. Con il metodo delle ore lavorate, l avanzamento delle opere viene calcolato in funzione delle ore lavorate rispetto alle ore totali previste. L applicazione di tale metodo comporta in sintesi: la suddivisione dei ricavi totali previsti di commessa in: costi previsti dei materiali e altri costi diretti (es: assicurazioni, royalties), esclusa la mano d opera; valore aggiunto complessivo, per il residuo; la previsione del totale delle ore dirette di lavorazione necessarie per il completamento delle opere ed il calcolo del valore aggiunto orario (quale quoziente del valore aggiunto complessivo e delle ore totali previste); la valutazione delle opere in corso di esecuzione ad una certa data, quale somma: dei costi effettivi dei materiali impiegati nelle lavorazioni e degli altri costi diretti sostenuti (esclusa la mano d opera); del valore aggiunto maturato, calcolato moltiplicando le ore dirette effettivamente lavorate per il valore aggiunto orario. 72. In caso di lavorazioni affidate a terzi le ore di lavoro degli stessi possono essere assimilate alle ore di lavoro interne dell appaltatore (cfr. paragrafo 70). In alternativa, il loro costo può essere assimilato ai costi dei materiali ed altri costi diretti. La seconda alternativa risulta spesso quella più facilmente praticabile, ma presuppone, per una sua corretta applicazione, la possibilità di prevedere attendibilmente sin dall inizio della commessa quale parte di lavoro sarà affidata a terzi. 73. Per quanto concerne l effetto delle variazioni di stime effettuate durante la vita della commessa si fa riferimento a quanto indicato nei paragrafi del principio. 74. Il metodo delle ore lavorate risulta particolarmente idoneo ove la componente lavoro sia assolutamente preminente rispetto ai materiali impiegati e, quindi, nei casi in cui le lavorazioni siano significative e complesse. 75. In conformità alle condizioni necessarie per l applicazione del criterio della percentuale di completamento, presupposto indispensabile per l applicazione del metodo delle ore lavorate è, in particolare, la possibilità di formulare attendibili e aggiornate previsioni dei costi diretti e delle ore di mano d opera necessari per il completamento della commessa. Metodo delle unità consegnate 76. Il metodo può essere applicato nel caso di lavorazioni, spesso effettuate dall appaltatore presso i 1619 propri stabilimenti, per commesse pluriennali che prevedono la fornitura di una serie di prodotti uguali o omogenei, ove il flusso della produzione sia allineato al flusso delle consegne (o accettazioni) e ove i ricavi ed i costi delle singole unità o, comunque, la percentuale di margine siano gli stessi o sostanzialmente gli stessi per tutte le unità. 77. Oggetto di valutazione ai prezzi contrattuali sono solo le unità di prodotto consegnate (o anche solo accettate). I prodotti in corso di lavorazione o finiti ma non consegnati (o accettati) sono pertanto valutati al costo di produzione e classificati come rimanenze di magazzino. Metodo delle misurazioni fisiche 78. Con il metodo delle misurazioni fisiche si procede alla rilevazione delle quantità prodotte (in numero di unità prodotte, in dimensione delle opere eseguite, in durata delle lavorazioni eseguite, ecc.) ed alla valutazione delle stesse ai prezzi contrattuali, comprensivi, ad esempio, dei compensi per revisioni prezzi e degli eventuali altri compensi aggiuntivi. Condizione per l applicazione di questo metodo è che nel contratto siano espressamente previsti o siano altrimenti oggettivamente determinabili i prezzi per ciascuna opera o lavorazione nell unità di misura utilizzata per la rilevazione delle quantità prodotte. 79. Fatto salvo il caso previsto dal paragrafo 84, è da precisare che una corretta imputazione a ciascun esercizio del margine di commessa presuppone che i prezzi unitari previsti contrattualmente o altrimenti determinati per ciascuna opera o fase di lavorazione riflettano ragionevolmente la stessa percentuale di margine rispetto ai relativi costi di produzione. Ove chiaramente manchi tale corrispondenza tra costi e prezzi unitari si rende necessario procedere ad appropriate rettifiche dei singoli prezzi, anche se espressamente indicati nel contratto, in un unitaria considerazione del contratto, considerando il contratto come un unicum. 80. L applicazione di questo metodo comporta che i costi afferenti attività per le quali in contratto non sia previsto un prezzo vengano, a seconda dei casi, sospesi e imputati a conto economico in funzione della percentuale di completamento dei lavori. I costi dei materiali acquistati e non impiegati per le opere oggetto di misurazione e valutazione sono sospesi e considerati come rimanenze di magazzino. 81. Il metodo delle misurazioni fisiche trova maggior applicazione tra le imprese di costruzione, ove spesso l avanzamento dei lavori viene rilevato periodicamente, in contraddittorio con il committente, come base per le fatturazioni in conto (stati di avanzamento lavori), oltre che, internamente all appaltatore, ai fini del controllo di gestione (situazioni interne lavori). Corrispettivi unitari e corrispettivi frazionati 82. Il corrispettivo contrattuale di una commessa può essere pattuito unitariamente per l intera opera o frazionatamente per singole opere o per ciascuna fase. 83. Ai fini dell applicazione del criterio della percentuale di completamento, il risultato della commessa è riconosciuto sulla base dell avanzamento del contratto considerato nella sua interezza, anche quando il contratto prevede dei corrispettivi per singole opere o per ciascuna fase. In altri termini, ogni contratto è considerato come un affare o un operazione commerciale unitaria. Infatti, l attribuzione del corrispettivo contrattuale a valori parziali di alcune fasi o di 1720 opere (corrispettivi frazionati) è di solito condizionata dalla determinazione del prezzo globale dello stesso e, pertanto, gli ammontari parziali spesso non sono il risultato di trattative indipendenti o di valutazione autonoma. 84. Se una commessa si riferisce a varie opere o varie fasi, è possibile utilizzare i corrispettivi frazionati previsti dal contratto per alcune fasi dello stesso per determinare i ricavi maturati su tali fasi ovvero per valutare le opere svolte per tali fasi, purché si verifichino tutte le seguenti condizioni: il contratto prevede fasi o opere ben separate; ciascuna fase o opera è stata oggetto di offerte separate e vi è documentazione di ciò; è possibile identificare con chiarezza i costi e i ricavi di ciascuna fase o opera; l attribuzione di margini diversi alle singole fasi o opere del contratto rispecchia comprovate situazioni di mercato, in quanto tale diversità rispecchia differenti gradi di rischio o del rapporto domanda-offerta; i corrispettivi delle singole fasi o elementi del contratto devono generare margini comparabili con quelli che si otterrebbero se tutte le fasi o elementi venissero forniti a clienti diversi e ciò sia provato da una documentata esperienza; l eventuale minor ammontare del corrispettivo totale del contratto rispetto alla somma dei corrispettivi relativi alle singole fasi o opere come praticati in trattative indipendenti e separate degli stessi è dovuto alla riduzione di costi derivante dall esecuzione combinata delle varie fasi o opere (risparmio in supervisione, spese fisse, ecc.). 85. Un gruppo di commesse è trattato come una singola commessa quando: il gruppo di commesse è stato negoziato in modo congiunto come un unico pacchetto ed esiste apposita documentazione di ciò; le commesse sono cosi strettamente connesse che fanno parte, di fatto, di un unico progetto con un margine di profitto globale; le commesse sono realizzate simultaneamente o in sequenza continua; i piani economici delle commesse evidenziano dei costi comuni. Applicazione del criterio della commessa completata 86. Con il criterio della commessa completata, i ricavi ed il margine di commessa sono riconosciuti solo quando il contratto è completato, quando cioè le opere sono ultimate e consegnate o i servizi sono resi. L adozione di tale criterio comporta, quindi, la valutazione delle rimanenze per opere eseguite, ma non ancora completate, al loro costo di produzione. 87. Applicando il criterio della commessa completata, i lavori in corso su ordinazione sono valutati al minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dall andamento del mercato. Sono pertanto applicabili i principi enunciati nell OIC 13 Rimanenze con i necessari adattamenti previsti dal presente principio. 88. I ricavi ed il margine della commessa sono riconosciuti soltanto quando il contratto è completato, quando cioè le opere sono ultimate e consegnate o i servizi sono resi. A seconda della tipologia di lavoro, la consegna può coincidere con la spedizione del bene o con 1821 l accettazione del bene da parte del committente. In ogni caso occorre che siano rispettate le seguenti condizioni: 1) la costruzione del bene sia stata completata ed il bene accettato dal committente; 2) i collaudi siano stati effettuati con esito positivo; se il collaudo viene procrastinato per cause non dipendenti dall appaltatore, il contratto si può considerare completato, purché vengano rispettate le altre condizioni ai punti 3 e 4 e la richiesta di collaudo sia documentata; 3) eventuali costi da sostenere dopo il completamento siano di entità non significativa e siano comunque stanziati; 4) gli eventuali effetti relativi a situazioni d incertezza connessi con tali commesse, ancora presenti nonostante la costruzione sia stata completata, possano essere stimati con ragionevolezza e sia possibile effettuare per essi appropriati stanziamenti. 89. Nel conto economico dell esercizio in cui la commessa si considera completata si rilevano: a) i costi di commessa complessivi costituiti dalle rimanenze iniziali dei lavori in corso, dai costi sostenuti durante l esercizio e dagli accantonamenti per costi da sostenersi dopo la chiusura della commessa; e b) i ricavi di commessa complessivi costituiti dagli anticipi e dagli acconti addebitati negli esercizi precedenti e inclusi tra gli acconti del passivo, i ricavi fatturati nell esercizio e i ricavi ancora da fatturare ma che riflettono i corrispettivi pattuiti. ALTRE TIPOLOGIE DI RICAVI DELLA COMMESSA 90. Se soddisfatte determinate condizioni, i ricavi di commessa possono modificarsi per effetto di alcune fattispecie, previste contrattualmente o meno: la revisione dei prezzi; le varianti; le altre richieste di corrispettivi aggiuntivi (claim); gli incentivi. Revisione di prezzi 91. La revisione prezzi rappresenta una maggiorazione dei ricavi di commessa in base a formule o indici espressamente previsti dal contratto per il riconoscimento, da parte del committente o di terzi, di un ammontare a titolo di rimborso del maggior onere derivante dall aumentato costo di alcuni fattori produttivi. 92. Se nel contratto sono indicati con chiarezza i termini di calcolo, le maggiorazioni per revisione prezzi sono determinabili in modo attendibile e quindi, in assenza di controversie, sono rilevati tra i ricavi di commessa man mano che vengono eseguiti i lavori cui si riferiscono. Modifiche formalizzate dal lavoro originario (varianti formalizzate) 93. Le varianti rappresentano delle richieste del committente che modificano l oggetto del lavoro 1922 originario che deve essere svolto in base al contratto. Le varianti possono derivare anche da necessità imposte dall esecuzione dei lavori. Se formalmente definite dalle parti (c.d. varianti formalizzate), le varianti comportano un aumento o una diminuzione dei ricavi della commessa. Altre richieste di corrispettivi aggiuntivi (claim) 94. Molto spesso, nel corso della commessa, l appaltatore avanza delle richieste per corrispettivi aggiuntivi rispetto a quelli previsti contrattualmente. Tali richieste riguardano generalmente corrispettivi aggiuntivi a fronte di maggiori oneri sostenuti per cause imputabili al committente, di maggiori lavori eseguiti o di varianti di lavori non formalizzate in atti aggiuntivi. Ove il contratto preveda l emissione in contraddittorio di stati di avanzamento, tali richieste assumono normalmente la forma di riserve avanzate dall appaltatore e sono iscritte nell apposito libro di cantiere. 95. La determinazione dei corrispettivi aggiuntivi è soggetta ad un elevato grado di incertezza sugli ammontari che verranno riconosciuti e sui tempi d incasso e spesso dipende dall esito di negoziazioni tra le parti. 96. I corrispettivi aggiuntivi sono contabilizzati in base al principio della prudenza; pertanto il rimborso dei maggiori oneri sostenuti o i maggiori corrispettivi sono inclusi tra i ricavi di commessa limitatamente agli ammontari il cui riconoscimento e determinazione siano ragionevolmente certi. Tale presupposto è soddisfatto quando la richiesta di un corrispettivo aggiuntivo è accettata dal committente entro la data del bilancio, ovvero, pur in assenza di una formale accettazione, alla data del bilancio è altamente probabile che la richiesta sia accettata sulla base delle più recenti informazioni e dell esperienza storica. Incentivi 97. Gli incentivi rappresentano degli ammontari addizionali dei ricavi di commessa previsti contrattualmente al raggiungimento (superamento) di determinati obiettivi (ad esempio, milestone, performance di prodotto, anticipato completamento dei lavori). Gli incentivi sono inclusi nei ricavi di commessa solo nel caso in cui l obiettivo è raggiunto e comprovato da accettazione del committente entro la data del bilancio, ovvero, pur in assenza di una formale accettazione, alla data del bilancio è altamente probabile che l incentivo sia raggiunto e accettato sulla base delle più recenti informazioni e dell esperienza storica. ALTRE TIPOLOGIE DI COSTI DI COMMESSA 98. Se soddisfatte determinate condizioni, tra i costi di commessa sono ricomprese le seguenti tipologie di costi diretti: i costi per l acquisizione della commessa, i costi pre-operativi; i costi da sostenersi dopo la chiusura della commessa. 2023 Costi per l acquisizione della commessa 99. I costi per l acquisizione di una commessa (ad esempio, studi, ricerche), inclusi quelli relativi alla partecipazione a gare, sono rilevati al conto economico dell esercizio in cui sono sostenuti, in quanto rappresentano costi di natura ricorrente su contratti non ancora sottoscritti necessari per la normale attività commerciale dell appaltatore I costi per l acquisizione di una commessa sono considerati e rilevati come costi pre-operativi secondo quanto previsto dai paragrafi , quando ricorrono le seguenti condizioni: a) i costi sono sostenuti specificamente per una commessa; b) l acquisizione della commessa avviene nello stesso esercizio in cui i costi sono sostenuti o tra la data di chiusura dell esercizio e quella della preparazione del bilancio ovvero essa sia ragionevolmente certa alla data della preparazione del bilancio; c) i costi sono attendibilmente misurabili e siano recuperabili attraverso il margine di commessa. Costi pre-operativi 101. I costi pre-operativi sono quelli sostenuti dopo l acquisizione del contratto ma prima che venga iniziata l attività di costruzione o il processo produttivo. A titolo esemplificativo, tra i costi preoperativi rientrano: i costi di progettazione e quelli per studi specifici per la commessa, sostenuti dopo l acquisizione del contratto; i costi di organizzazione e di avvio della produzione (per lavorazioni in stabilimento); i costi per l impianto e l organizzazione del cantiere, cioè quelli per l approntamento delle installazioni di cantiere, per il trasporto in cantiere del macchinario, per gli allacciamenti Se la società adotta il criterio della commessa completata, i costi pre-operativi sono rilevati con gli stessi criteri con cui si rilevano i costi sostenuti per l esecuzione delle opere Se la società adotta il criterio della percentuale di completamento, i costi pre-operativi sono considerati costi di commessa; essi partecipano al margine di commessa in funzione dell avanzamento dei lavori determinato con le modalità previste per l applicazione del criterio della percentuale di completamento. Costi da sostenersi dopo la chiusura della commessa 104. I costi da sostenere successivamente alla chiusura della commessa si riferiscono normalmente a: costi di smobilizzo del cantiere, cioè quelli per rimuovere le installazioni, quelli per il rientro dei macchinari in sede, quelli per il trasporto dei materiali non utilizzati in altro cantiere o in sede, incluse le perdite sui materiali abbandonati; costi per il collaudo delle opere eseguite; oneri per penalità contrattuali, quelli per il rifacimento di opere secondo le prescrizioni del committente, quelli per la sistemazione di riserve avanzate da subappaltatori o subfornitori; oneri per la manutenzione delle opere nel periodo successivo alla consegna ove contrattualmente previsto; 2124 oneri per garanzie contrattuali Qualora si applichi un metodo secondo cui la valutazione dei lavori sia funzione dei ricavi e dei costi previsti, tali costi sono inclusi tra quelli della commessa e nel preventivo di costo. Successivamente alla chiusura della commessa, per l ammontare di tali costi non ancora sostenuto sono effettuati opportuni accantonamenti al fondo rischi ed oneri. Qualora invece si applichi il metodo delle misurazioni fisiche o altri similari, gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono effettuati progressivamente in funzione dell avanzamento della commessa. MATERIALI IN ATTESA DI IMPIEGO NELLA COMMESSA 106. Sia che venga adottato il criterio della percentuale di completamento che quello della commessa completata, i materiali acquistati per l esecuzione dell opera in attesa di impiego, che non costituiscano contrattualmente oggetto di corrispettivo, sono rilevati tra le rimanenze alla voce B1 Materie prime, sussidiarie e di consumo e come tali valorizzate. Conseguentemente la differenza tra le rimanenze finali e iniziali viene esposta nel conto economico a diminuzione o aumento (a seconda dei casi) del costo di produzione. RILEVAZIONE DI PERDITE PROBABILI 107. A prescindere dal criterio di valutazione adottato, se è probabile che i costi totali stimati di una singola commessa eccedano i ricavi totali stimati, la perdita probabile per il completamento della commessa è rilevata a decremento dei lavori in corso su ordinazione. Se tale perdita è superiore al valore dei lavori in corso, l appaltatore rileva un apposito fondo per rischi e oneri pari all eccedenza La perdita probabile è rilevata nell esercizio in cui è prevedibile sulla base di una obiettiva e ragionevole valutazione delle circostanze esistenti. La perdita è rilevata indipendentemente dallo stato di avanzamento della commessa. Non è possibile compensare tale perdita con margini positivi previsti su altre commesse. Al fine del riconoscimento delle perdite, le commesse sono quindi considerate individualmente I ricavi ed i costi di commessa da considerare per determinare le perdite probabili sono quelli indicati nei paragrafi PREVENTIVI DI COSTO E RICAVO 110. I preventivi dei costi e dei ricavi costituiscono uno strumento indispensabile per la gestione del contratto, per l applicazione del criterio della percentuale di completamento e per la tempestiva rilevazione delle perdite probabili per il completamento della commessa Le previsioni sono periodicamente aggiornate sulla base delle risultanze a consuntivo e dei fatti ed eventi che emergono nel corso della commessa. Il processo previsionale, di solito, si articola come segue: 2225 previsioni di massima al momento dell offerta; previsioni analitiche, a livello di voce o di fase di lavoro previsto dal contratto, una volta acquisito il contratto; raffronto periodico (su base mensile o trimestrale) con i costi ed i ricavi a consuntivo; analisi delle varianze; conseguente ripreventivazione I costi ed i ricavi da considerare nelle previsioni sono quelli indicati nei paragrafi PROVENTI E ONERI FINANZIARI 113. I proventi e gli oneri finanziari costituiscono componenti positivi e negativi di reddito e sono rilevati direttamente al conto economico nel momento in cui maturano o sono sostenuti, sia che venga adottato il criterio della commessa completata sia che venga adottato il criterio della percentuale di completamento. Nella normalità dei casi, i lavori in corso su ordinazione sono, infatti, finanziati dai committenti stessi attraverso l erogazione di anticipi e acconti; pertanto, l esecuzione della commessa, anche ultrannuale, non comporta rilevanti sbilanci o eccedenze finanziarie e quindi, proventi e oneri finanziari La capitalizzazione degli oneri finanziari è effettuata quando ricorrono: a) le condizioni stabilite dall OIC 16 Immobilizzazioni materiali e b) le condizioni indicate nei paragrafi successivi Se è applicato il criterio della commessa completata, gli oneri finanziari possono essere compresi tra i costi di commessa, quando sono rispettate le seguenti condizioni: a) l appaltatore non riceve anticipi ed acconti di entità tale da evitare squilibri rilevanti nei flussi finanziari e dunque la quota finanziata dal committente non è rilevante; b) gli interessi sono recuperabili con i ricavi della commessa e ciò sia comprovabile con un preventivo di commessa che ne tenga conto Se è applicato il criterio della percentuale di completamento, gli oneri finanziari possono essere compresi tra i costi della commessa e come tali partecipano ai risultati dell esercizio in funzione dell avanzamento dei lavori, quando sussistono le seguenti condizioni: a) in virtù delle clausole contrattuali o altro, gli aspetti finanziari costituiscono un elemento determinante per valutare la redditività della commessa; b) l appaltatore non riceve anticipi ed acconti di entità tale da evitare squilibri rilevanti nei flussi finanziari e dunque la quota finanziata dal committente non è rilevante; c) la percentuale di completamento è stimata attraverso il metodo del costo sostenuto (cost-tocost) o altri metodi in cui la valutazione dei lavori è funzione dei ricavi e costi previsti. Non è consentita la rilevazione degli oneri finanziari quali costi di commessa in caso di applicazione del metodo delle misurazioni fisiche o similari; d) gli interessi sono recuperabili con i ricavi della commessa e ciò sia comprovabile con un preventivo di commessa che ne tenga conto La scelta di capitalizzare gli oneri finanziari è applicata in modo in modo coerente e costante per 2326 gruppi omogenei di commessa (cfr. OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti interventi dopo la chiusura dell esercizio ). RETTIFICHE DI RICAVO O COSTO DOPO LA CHIUSURA DELLA COMMESSA 118. È normale, per le società appaltatrici che eseguono lavori su ordinazione (specie se ultrannuali), che emergano, successivamente alla chiusura delle commesse, sopravvenienze attive e passive rispettivamente per ricavi che non potevano essere rilevati a causa del loro incerto realizzo e per conguagli di costo rispetto alle stime effettuate in base agli elementi a quel tempo disponibili. Tali sopravvenienze sono rilevate nell esercizio in cui si verificano come valore della produzione o costi di produzione di quell esercizio. Se di entità significativa, ne va data informazione nella nota integrativa. RITENUTE A GARANZIA 119. Le ritenute a garanzia rappresentano le somme trattenute dal committente, al momento del pagamento delle fatture afferenti la commessa, a titolo di garanzia prevista dal contratto. Tali ammontari sono pagati alla cessazione del periodo di garanzia. Avuto riguardo alla data di chiusura dell esercizio, occorre valutare se il relativo credito scada entro o oltre l esercizio successivo. NOTA INTEGRATIVA 120. L articolo 2427, al numero 1, dispone che la nota integrativa deve indicare i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all origine in moneta avente corso legale nello Stato;. L articolo 2427, al numero 4, dispone che la nota integrativa deve indicare le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell attivo e del passivo. A questo riguardo, per i lavori in corso su ordinazione, occorre indicare: se è stato utilizzato il criterio della commessa completata o il criterio della percentuale di completamento; la metodologia adottata per stimare lo stato avanzamento; i criteri di contabilizzazione dei costi per l acquisizione della commessa, dei costi preoperativi, dei costi da sostenersi dopo la chiusura della commessa; il trattamento contabile degli oneri finanziari, nel caso siano stati considerati nella valutazione dei lavori in corso su ordinazione; l ammontare delle probabili perdite di valore rilevate Il numero 9 dell articolo 2427 impone di indicare gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale. Pertanto, nella nota integrativa sono ricompresi gli impegni contrattualmente 2427 assunti per opere e servizi ancora da eseguire a fine esercizio, se non rilevati nei conti d ordine e di ammontare significativo. A tal fine, la nota integrativa indica, inoltre, l esposizione dell appaltatore nei confronti del committente per tutti i lavori non ancora definitivamente accertati e liquidati Ove rilevante, la nota integrativa fornisce le seguenti informazioni: gli effetti dell aggiornamento dei preventivi; le incertezze e le attività e passività potenziali connesse a contratti; l ammontare delle altre richieste di corrispettivi aggiuntivi (claim), compresi rispettivamente nelle rimanenze e nel valore della produzione, nonché quello delle rettifiche di valore operate sulle rimanenze; la distinzione tra anticipi e acconti, a meno che non sia stata già effettuata nello stato patrimoniale; per le società appaltatrici partecipanti a consorzi, l elenco, con relativa descrizione, delle significative partecipazioni ai consorzi, con l indicazione della quota di partecipazione, delle clausole che comportano significativi impegni e dei lavori ottenuti dai consorzi o affidati ai consorzi. DATA DI ENTRATA IN VIGORE 123. L OIC 23 si applica ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre28 APPENDICE A - I LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA Di seguito si riportano le norme del codice civile che riguardano il trattamento contabile e l informativa nella nota integrativa per i lavori in corso su ordinazione: L articolo 2426, comma 1, codice civile prevede che: i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza. Le disposizioni del codice civile in tema di classificazione delle voci sono richiamate nel principio contabile OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d esercizio. 26 29 APPENDICE B: ESEMPIO DI AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO DI COSTO 27 30 28 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE 28 Vedere altro
Luca Bilancini (Commercialista, Pubblicista, coordinatore scientifico MAP) OIC 23 - Lavori in corso su ordinazione 1 OIC 23 - Principali novità Non ci sono più i paragrafi relativi alle commesse in valuta Dettagli OIC 23 Lavori in corso su ordinazione Sintesi dei principali interventi
OIC 23 Lavori in corso su ordinazione Sintesi dei principali interventi Dal principio sono stralciati i paragrafi riguardanti le commesse in valuta estera in attesa dell approvazione dell OIC 26 Si definiscono Dettagli Disponibilità liquide
OIC ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ PRINCIPI CONTABILI Disponibilità liquide Agosto 2014 Copyright OIC PRESENTAZIONE L Organismo Italiano di Contabilità (OIC) si è costituito, nella veste giuridica Dettagli Operazioni, attività e passività in valuta estera
OIC ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ PRINCIPI CONTABILI Operazioni, attività e passività in valuta estera Agosto 2014 Copyright OIC PRESENTAZIONE L Organismo Italiano di Contabilità (OIC) si è costituito, Dettagli DOCUMENTO A CURA DELLA COMMISSIONE PRINCIPI CONTABILI (Presidente Claudia Mezzabotta)
DOCUMENTO A CURA DELLA COMMISSIONE PRINCIPI CONTABILI (Presidente Claudia Mezzabotta) Gruppo di studio: Myriam Amato, Franco Grasso, Alessandra Maggioni, Fabio Mischi, Barbara Premoli, Anna Maria Sanchirico, Dettagli RISOLUZIONE N. 117/E
RISOLUZIONE N. 117/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 novembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Opere ultrannuali Costi relativi ai SAL liquidati in via provvisoria al subappaltatore Articoli 93 Dettagli OIC ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ PRINCIPI CONTABILI. Conti d ordine. Agosto 2014. Copyright OIC
OIC ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ PRINCIPI CONTABILI Conti d ordine Agosto 2014 Copyright OIC PRESENTAZIONE L Organismo Italiano di Contabilità (OIC) si è costituito, nella veste giuridica di fondazione, Dettagli 13.10.2003 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea
IAS 40 Investimenti immobiliari SCHEMA DI SINTESI DEL PRINCIPIO CONTABILE SINTESI ILLUSTRAZIONE DEL PRINCIPIO CONTABILE FINALITA TRATTAMENTO CONTABILE DEGLI INVESTIMENTI IMMOBILIARI VALUTAZIONE INIZIALE Dettagli SCHEMA DI SVOLGIMENTO
TEMA N. 2 Il candidato, con riferimento ai lavori in corso su ordinazione, ma non ancora ultimati alla fine dell esercizio, illustri i principi generali di valutazione e rappresentazione contabile (TRACCIA Dettagli L 261/184 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea
L 261/184 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea 13.10.2003 PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE (RIVISTO NELLA SOSTANZA NEL 1993) Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere Il presente Principio Dettagli IAS 16 Immobili, impianti e macchinari IAS 40 Investimenti immobiliari IAS 38 Attività immateriali
IAS 16 Immobili, impianti e macchinari IAS 40 Investimenti immobiliari IAS 38 Attività immateriali 1 1 Le immobilizzazioni materiali Le immobilizzazioni materiali sono disciplinate da due IAS di riferimento Dettagli OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera bozza in consultazione fino al 31 ottobre 2012. Codice civile, art. 2426, 2427 c.c.
OIC 26: revisione anche per operazioni, le attività e le passività in valuta estera della Dott.ssa Roberta De Pirro L ADEMPIMENTO L Organismo Italiano di Contabilità ha dettato regole più chiare anche Dettagli TEMI SPECIALI DI BILANCIO. Il rendiconto finanziario OIC 10
TEMI SPECIALI DI BILANCIO Il rendiconto finanziario OIC 10 Parma, 1 Ottobre 2014 1 Indice 1. Finalità del principio 3 2. Ambito di applicazione 4 3. Definizioni 5 4. Contenuto e struttura 6 5. Classificazione Dettagli Acconti e debiti verso fornitori
Le voci di bilancio sotto la lente di ingrandimento di Sergio Pellegrino e Federica Furlani * Acconti e debiti verso fornitori Il presente articolo fornisce un analisi del contenuto delle voci D.6 e D.7 Dettagli EEMSItaliaS.P.A. _ProspetiContabilidiEEMSItaliaS.P.A.al30giugno2006 _TransizioneaiPrincipiContabiliInternazionali(IFRSs)
EEMSItaliaS.P.A. _ProspetiContabilidiEEMSItaliaS.P.A.al30giugno2006 _TransizioneaiPrincipiContabiliInternazionali(s) EEMS Italia S.p.A PROSPETTI CONTABILI DI EEMS ITALIA S.P.A AL 30 GIUGNO 2006 Premessa Dettagli Enti e Aziende del SSN
Allegato A Enti e Aziende del SSN PERCORSI ATTUATIVI DELLA CERTIFICABILITA Ministero della Salute Ministero dell Economia e delle Finanze 48 1. Premessa Ai sensi di quanto disposto dall articolo 2 del Dettagli CORSO DI CONTABILITA E BILANCIO
Università degli Studi di Parma CORSO DI CONTABILITA E BILANCIO Le rimanenze di magazzino 1 Le rimanenze 1) DEFINIZIONE: individuazione del significato e delle caratteristiche 2) QUANTIFICAZIONE: enumerazione Dettagli TRANSIZIONE AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI 30 giugno 2006. Marcolin S.p.A.
TRANSIZIONE AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI 30 giugno 2006 Marcolin S.p.A. Transizione ai Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS) Premessa In ottemperanza al Regolamento Europeo n. 1606 del 19 Dettagli Anno accademico 2015/2016
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi Corso di laurea magistrale Economia Aziendale, Direzione Amministrativa e Professione Corso di Bilanci secondo i principi Dettagli Rendiconto finanziario
OIC ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ PRINCIPI CONTABILI Rendiconto finanziario Agosto 2014 Copyright OIC PRESENTAZIONE L Organismo Italiano di Contabilità (OIC) si è costituito, nella veste giuridica Dettagli Le principali novità dei principi contabili OIC
Le principali novità dei principi contabili OIC. OIC 23 Lavori in corso su ordinazione OIC 23 Lavori in corso su ordinazione Classificazione Rilevazione dei corrispettivi fatturati a titolo definitivo Dettagli NOTE ESPLICATIVE ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICA AL 31 MARZO 2005
EMAN SOFTWARE S.P.A. SEDE LEGALE: MILANO Viale Monza 265 CAPITALE SOCIALE: Euro 120.000.= i.v. CODICE FISCALE: 04441590967 CCIAA di Milano nº 1747663 REA REGISTRO IMPRESE di Milano nº 04441590967 Società Dettagli Brescia, 5 marzo 2015. www.pirolapennutozei.it
Brescia, 5 marzo 2015 OIC 26 -Operazioni, attività e passività in valuta estera OIC 28: Patrimonio Netto www.pirolapennutozei.it OIC 26 -Operazioni, attività e passività in valuta estera www.pirolapennutozei.it Dettagli LE PRINCIPALI INNOVAZIONI DEL DOCUMENTO OIC
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO IL PRINCIPIO OIC 10 SUL RENDICONTO FINANZIARIO LE PRINCIPALI INNOVAZIONI DEL DOCUMENTO OIC IDA D ALESSIO 24 APRILE 2015 Rispetto al precedente OIC 12: Cambiamenti Dettagli AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA PROVINCIA DI RIMINI REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA PROVINCIA DI RIMINI REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 17.12.2001 1 CAPO I FINALITA E CONTENUTO Dettagli Le caratteristiche del sistema di contabilità economico patrimoniale previsto dal D.Lgs. n. 118/ 2011
..... Bilancio e contabilità... Armonizzazione contabile degli enti territoriali Le caratteristiche del sistema di contabilità economico patrimoniale previsto dal D.Lgs. n. 118/ 2011 di Stefano Ranucci Dettagli PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 28. Partecipazioni in società collegate
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 28 Partecipazioni in società collegate SOMMARIO Paragrafi Ambito di applicazione 1 Definizioni 2-12 Influenza notevole 6-10 Metodo del patrimonio netto 11-12 Applicazione Dettagli L 261/178 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea
L 261/178 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea 13.10.2003 i requisiti di contabilizzazione e valutazione per i rimborsi nei paragrafi 104A, 128 e 129 e le relative informazioni integrative nei paragrafi Dettagli OPERAZIONI, ATTIVITÀ E PASSIVITÀ IN VALUTA ESTERA
OIC ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ PRINCIPI CONTABILI OPERAZIONI, ATTIVITÀ E PASSIVITÀ IN VALUTA ESTERA BOZZA PER LA CONSULTAZIONE Si prega di inviare eventuali osservazioni preferibilmente entro il Dettagli CONFRONTO CON LE REGIONI SPERIMENTATRICI SULL ARMONIZZAZIONE CONTABILE DELLE REGIONI
CONFRONTO CON LE REGIONI SPERIMENTATRICI SULL ARMONIZZAZIONE CONTABILE DELLE REGIONI IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (SECONDO L ATTUALE PRINCIPIO APPLICATO) E costituito dal fondo di cassa esistente al Dettagli Bilancio Conto economico
Bilancio Conto economico Le perdite su «Lavori in corso su ordinazione» nel bilancio di esercizio di Tiziano Sesana (*) Le perdite su «lavori in corso su ordinazione» devono essere imputate al conto economico Dettagli 37. Transizione ai principi contabili internazionali IFRS
37. Transizione ai principi contabili internazionali IFRS Premessa Come indicato in Nota 1, La Società, nell ambito del progetto intrapreso nel 2008 afferente la transizione ai principi contabili internazionali Dettagli COSTI PLURIENNALI: L IMPATTO SUL BILANCIO DI ESERCIZIO
Circolare N. 28 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 14 aprile 2009 COSTI PLURIENNALI: L IMPATTO SUL BILANCIO DI ESERCIZIO Una tra le più ricorrenti problematiche inerenti la chiusura di bilancio Dettagli OIC 19: Debiti. Novara, 27 gennaio 2015. Lorenzo Gelmini
OIC 19: Debiti Novara, 27 gennaio 2015 Lorenzo Gelmini Introduzione: gli obiettivi e l ambito del nuovo principio contabile o Riordino generale della tematica o Miglior coordinamento con gli altri principi Dettagli MOVIMENTAZIONE DEI CONTI INTERESSATI DALLE OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA
MOVIMENTAZIONE DEI CONTI INTERESSATI DALLE OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA CREDITO VS CLIENTE INGLESE @ MERCI C/TO VENDITA 161,29 161,29 MATERIE PRIME C/ACQUISTO @ DEBITI VS FORNITORE USA 212,77 212,77 Università Dettagli Fisco & Contabilità La guida pratica contabile
Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 09 05.03.2014 Il rendiconto finanziario nel nuovo OIC 10 Aggiornamento principi contabili Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Aggiornamento Dettagli Moores Rowland Bompani
Tel. 02 4986350-357 Fax 02 4818143 milano@bompaniaudit.com www.bompaniaudit.com VIAREGGIO PATRIMONIO S.R.L. Viareggio (LU) Relazione della Società di Revisione sul Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 Dettagli UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO Dipartimento Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi Corso di Bilanci secondo i principi contabili internazionali 90001 91070 Ricavi Prof. Daniele Gervasio Dettagli OIC ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ PRINCIPI CONTABILI. Imposte sul reddito. Agosto 2014. Copyright OIC
OIC ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ PRINCIPI CONTABILI Imposte sul reddito Agosto 2014 Copyright OIC PRESENTAZIONE L Organismo Italiano di Contabilità (OIC) si è costituito, nella veste giuridica di Dettagli Bilancio al 31/12/2014
Informazioni generali sull impresa Denominazione: Dati anagrafici Sede: Capitale sociale: 0,00 Capitale sociale interamente versato: Codice CCIAA: FONDAZIONE OAGE PIAZZA SAN MATTEO 18 GENOVA GE sì Partita Dettagli CORSO IFRS International Financial Reporting Standards. IAS 18 Ricavi
IAS 18 Ricavi SCHEMA DI SINTESI DEL PRINCIPIO CONTABILE SOMMARIO ILLUSTRAZIONE DEL PRINCIPIO CONTABILE FINALITA' R I C A V I DEFINIZIONE MISURAZIONE VENDITA DI MERCI PRESTAZIONI DI SERVIZI INTERESSI, ROYALTIES Dettagli I contributi pubblici nello IAS 20
I contributi pubblici nello IAS 20 di Paolo Moretti Il principio contabile internazionale IAS 20 fornisce le indicazioni in merito alle modalità di contabilizzazione ed informativa dei contributi pubblici, Dettagli OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera - Sintesi dei principali interventi
OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera - Sintesi dei principali interventi Ai fini della conversione delle poste in valuta l OIC 26 segue un approccio basato sulla distinzione tra poste Dettagli CONTABILITA E BILANCIO: IL BILANCIO PUBBLICO PRINCIPI ECONOMICI, DISCIPLINA GIURIDICA E NORMATIVA FISCALE
CONTABILITA E BILANCIO: IL BILANCIO PUBBLICO PRINCIPI ECONOMICI, DISCIPLINA GIURIDICA E NORMATIVA FISCALE Prof. Giovanni Frattini Dal cap. 5 Il bilancio pubblico - L introduzione dei principi contabili Dettagli PRINCIPI CONTABILI. Disponibilità liquide
OIC ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ PRINCIPI CONTABILI del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri modificati dall OIC in relazione alla riforma del diritto Dettagli BILANCIO DELLE IMPRESE BANCARIE E INDUSTRIALI di Lucia BARALE
Tema d esame BILANCIO DELLE IMPRESE BANCARIE E INDUSTRIALI di Lucia BARALE ATTIVITÀ DIDATTICHE 1 MATERIE AZIENDALI (classe 5 a ITC) Il tema proposto è articolato in tre parti, di cui l ultima con tre alternative Dettagli !!!!OIC!16!!IMMOBILIZZAZIONI! MATERIALI! Prof.!Andrea!Amaduzzi!
OIC16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Prof.AndreaAmaduzzi FINALITA DEL PRINCIPIO TRATTAMENTO CONTABILE ED INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI CRITERI DI RILEVAZIONE, CLASSIFICAZIONE E Dettagli Leasing secondo lo IAS 17
Leasing secondo lo IAS 17 Leasing: Ias 17 Lo Ias 17 prevede modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Il leasing è un contratto per Dettagli PARCO NATURALE REGIONALE DELLE ALPI LIGURI (Provincia Imperia) REGOLAMENTO DI CONTABILITA ECONOMICO-PATRIMONIALE
REGOLAMENTO DI CONTABILITA ECONOMICO-PATRIMONIALE TITOLO I DOCUMENTI CONTABILI E GESTIONE DEL BILANCIO Articolo 1 Contabilità economico-patrimoniale L Ente Parco adotta, quale sistema di rilevazione dei Dettagli Le immobilizzazioni materiali. internazionali: 16: Immobili, impianti e macchinari 17: Leasing 36: Perdite di valore 40: Investimenti immobiliari
Documento OIC n. 16 Principi Contabili internazionali: 16: Immobili, impianti e macchinari 17: Leasing 36: Perdite di valore 40: Investimenti immobiliari 1 Sono beni destinati a permanere durevolmente Dettagli ISTITUZIONI DI ECONOMIA AZIENDALE
ISTITUZIONI DI ECONOMIA AZIENDALE LE SCRITTURE DI RETTIFICA E ASSESTAMENTO 1 LA COSTRUZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO Dalla raccolta delle informazioni contabili alla loro sintesi L esercizio La competenza Dettagli Rimanenze (OIC 13) APPROFONDIMENTI E PROCEDURE. A cura di Umberto Terzuolo Dottore Commercialista in Torino
MAP Rimanenze (OIC 13) A cura di Umberto Terzuolo Dottore Commercialista in Torino L articolo approfondisce nella sua completezza il contenuto dell OIC 13, nuovo Principio Contabile sulle rimanenze di Dettagli PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO
Allegato A/4 Allegato n. 4/4 al D.Lgs 118/2011 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO 1. Definizione e funzione del bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica Il Dettagli IAS 18 Ricavi ( Revenues)
IAS 18 Ricavi ( Revenues) 1 INDICE INTRODUZIONE L EVOLUZIONE DELLO STANDARD IL RAPPORTO CON GLI ALTRI STANDARD OGGETTO E FINALITÀ DELLO STANDARD AMBITO DI APPLICAZIONE DELLO STANDARD MISURAZIONE DEI RICAVI Dettagli Principi e procedure relative alle modalità di determinazione del reddito di impresa a
Giulio Andreani 1 Profili fiscali e opportunità in vista di Basilea 2 Principi e procedure relative alle modalità di determinazione del reddito di impresa a Giulio Andreani Scuola Superiore Economia e Dettagli IL RENDICONTO FINANZIARIO: APPLICABILITA E STRUMENTI OPERATIVI
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO XVIII FORUM SAF: LE NOVITA SULL INFORMATIVA FINANZIARIA E SUI CONTROLLI SOCIETARI IL RENDICONTO FINANZIARIO: APPLICABILITA E STRUMENTI OPERATIVI CLAUDIO SOTTORIVA Dettagli Disponibilità liquide
OIC ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ PRINCIPI CONTABILI Disponibilità liquide BOZZA PER LA CONSULTAZIONE Si prega di inviare eventuali osservazioni preferibilmente entro il 15 luglio 2016 all indirizzo Dettagli METELLIA SERVIZI SRL UNIPERSONALE. Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2014. redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.
Sede in CAVA DE' TIRRENI viale GUGLIELMO MARCONI, 52 Capitale Sociale versato e 100.000,00 C.C.I.A.A. SALERNO n. R.E.A317123 Partita IVA: 03734100658 Codice Fiscale: 03734100658 Nota Integrativa al bilancio Dettagli LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI La continuità
LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI La continuità aziendale Novembre 2013 Indice 1. Introduzione 2. La responsabilità della Direzione 3. La responsabilità del revisore 4. Gli indicatori per valutare la continuità Dettagli L equilibrio finanziario
L equilibrio finanziario La riclassificazione del bilancio d esercizio Prof. Andrea Calabrò E-mail: andrea.calabro@uniroma2.it Il bilancio pubblico Il Bilancio è il documento contabile in cui trovano rappresentazione Dettagli Camozzi & Bonissoni. L applicazione dei principi contabili internazionali agli immobili. Francesco Assegnati. Camozzi & Bonissoni
L applicazione dei principi contabili internazionali agli immobili Francesco Assegnati Camozzi & Bonissoni Studio Legale e Tributario Galleria San Carlo 6 20122 Milano www.camozzibonissoni.it Iter normativo Dettagli IAS 37 - OIC 31: Accantonamenti, attività e passività potenziali
IAS 37 - OIC 31: Accantonamenti, attività e passività potenziali Roma, marzo/maggio 2015 Finalità dei due principi IAS 37 OIC 31 Assicurare che agli accantonamenti e alle passività e attività potenziali: Dettagli Nota integrativa al bilancio al 31/12/2000
GALLERIA DELLE ESPERIENZE Controllo di Gestione: Best Practices COMUNE DI ALESSANDRIA DIREZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO Nota integrativa al bilancio al 31/12/2000 Premessa Dettagli FISCALITA DIFFERITA E ANTICIPATA OIC 25
FISCALITA DIFFERITA E ANTICIPATA OIC 25 PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA Compravendita con obbligo di retrocessione Il lavoro interinale Operazioni di retrolocazione (Lease Back) 1 FISCALITA DIFFERITA Dettagli Svalutazione, ammortamento e ripristino di valore di un immobilizzazione: una questione anche di tempi
Svalutazione, ammortamento e ripristino di valore di un immobilizzazione: una questione anche di tempi di Tiziano Sesana (*) La valutazione dell esistenza di difficoltà a recuperare il valore netto contabile Dettagli La rendicontazione economico-finanziaria e il controllo negli enti non profit
RENDICONTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E SOCIALE DELLE AZIENDE NON PROFIT: I PRINCIPI CONTABILI PER IL TERZO SETTORE Prof. Matteo Pozzoli Vercelli 12 Ottobre 2010 Ufficio studi della Presidenza del Consiglio Dettagli Situazione patrimoniale ed economica al 31 dicembre 2006
Pavimental S.p.A. Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Autostrade S.p.A. Situazione patrimoniale ed economica al 31 dicembre 2006 Elaborata sulla base degli adottati nel Gruppo Dettagli OIC 10 RENDICONTO FINANZIARIO
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO I NUOVI PRINCIPI CONTABILI. LA DISCIPLINA GENERALE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E CONSOLIDATO. OIC 10 RENDICONTO FINANZIARIO GABRIELE SANDRETTI MILANO, SALA Dettagli Investimento finanziato con alienazioni patrimoniali
Rilevazioni contabili: vecchia e nuova contabilità a confronto Investimento finanziato con alienazioni patrimoniali a cura di Mauro Bellesia Dirigente Comune di Vicenza - Pubblicista Premessa Il caso La Dettagli Associazione Intercomunale per Esercizio Sociale Consorzio per i Servizi alla Persona REGOLAMENTO DI CONTABILITA E GESTIONE PATRIMONIALE
Associazione Intercomunale per Esercizio Sociale Consorzio per i Servizi alla Persona REGOLAMENTO DI CONTABILITA E GESTIONE PATRIMONIALE SOMMARIO Art. 1 - Principi generali Pag. 3 Art. 2 - Esercizi Pag. Dettagli OIC 18 Ratei e Risconti Sintesi dei principali interventi
OIC 18 Ratei e Risconti Sintesi dei principali interventi La disciplina dei ratei e risconti è ampliata prevedendo ulteriori disposizioni sulle condizioni per la loro rilevazione in bilancio. La disciplina Dettagli La valutazione delle immobilizzazioni immateriali
CORSO DI CONTABILITA E BILANCIO 2 La valutazione delle immobilizzazioni immateriali Seconda lezione 1 DEFINIZIONE condizioni produttive controllate dall impresa, utili per l esercizio della sua gestione Dettagli IAS 2 Rimanenze di magazzino (Inventories)
IAS 2 Rimanenze di magazzino (Inventories) INDICE INTRODUZIONE L EVOLUZIONE DELLO STANDARD IL RAPPORTO CON GLI ALTRI STANDARD OGETTO E FINALITÀ DELLO STANDARD AMBITO DI APPLICAZIONE DELLO STANDARD LA VALUTAZIONE Dettagli Il leasing operativo. in pratica. Antonina Giordano FISCO
in pratica FISCO Antonina Giordano Il leasing operativo I edizione Definizione e caratteristiche distintive Profili civilistici e fiscali Profili contabili e di rappresentazione in bilancio Riferimenti Dettagli RISOLUZIONE N. 10/E. Roma 14 gennaio
RISOLUZIONE N. 10/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 2008 Roma 14 gennaio Oggetto: Istanza di interpello - Alfa - Rilevazione dei ricavi e dei costi relativi all attività di raccolta e accettazione Dettagli Principio contabile internazionale n. 26 (rivisto nella sostanza nei 1994) Fondi di previdenza
Principio contabile internazionale n. 26 (rivisto nella sostanza nei 1994) Fondi di previdenza Ambito di applicazione 1. Il presente Principio deve essere applicato per la presentazione delle informazionifinanziarie Dettagli Principio contabile internazionale n. 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione
IAS 39 Principio contabile internazionale n. 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione Finalità 1 La finalità del presente Principio è stabilire i principi per rilevare e valutare le attività Dettagli Il fascicolo di bilancio secondo i principi contabili internazionali (Ias/Ifrs) (con richiamo del fascicolo di bilancio ex D.
Il fascicolo di bilancio secondo i principi contabili internazionali (Ias/Ifrs) (con richiamo del fascicolo di bilancio ex D. Lgs 127/91) Il fascicolo di Bilancio ex D. Lgs 127/91 Relazione sulla gestione Dettagli COSTI DI PUBBLICITÀ. Attivo SP B.I.2
4 COSTI DI PUBBLICITÀ Attivo SP B.I.2 Prassi Documento OIC n. 24; Comitato consultivo per le norme antielusive, pareri 19.2.2001 n. 1; 24.2.2004 n. 1; 5.5.2005 n. 8 e 7.3.2006 n. 5; R.M. 5.11.74 n. 2/1016; Dettagli Il controllo di gestione nelle aziende che operano su commessa e l informativa di bilancio sui lavori in corso
Dipartimento Impresa Ambiente & Management Mirella Zito Il controllo di gestione nelle aziende che operano su commessa e l informativa di bilancio sui lavori in corso Copyright MMIX ARACNE editrice S.r.l. Dettagli NOTA OPERATIVA N. 11/2015
NOTA OPERATIVA N. 11/2015 OGGETTO: Il trattamento contabile e fiscale di software e siti web aziendali - Premessa La presente nota operativa riguarda un tema complesso e di non facile applicazione pratica: Dettagli Le commesse a lungo termine (IAS 11 OIC 23)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO Facoltà di Economia Corso di Bilanci secondo i principi contabili internazionali 90001 91070 Le commesse a lungo termine (IAS 11 OIC 23) Prof. Daniele Gervasio daniele.gervasio@unibg.it Dettagli IL COMMERCIALISTA VENETO
IL COMMERCIALISTA VENETO n. 177 - MAGGIO / GIUGNO 2007 ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE INSERTO Le norme IAS-IFRS Breve sintesi dei nuovi Principi Contabili Internazionali ADRIANO Dettagli Bilancio: l attivo circolante e le passività
Bilancio: l attivo circolante e le passività e il passivo Riferimenti normativi e disposizioni contabili 2424-2424 bis -2426-2427 c.c. - Rappresentazione, definizione, valutazione e informazioni integrative Dettagli LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI Clienti e
LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI Clienti e vendite Novembre 2013 Indice 1. Crediti e vendite 2. Obiettivi di revisione 3. Pianificazione della revisione 4. La valutazione del sistema di controllo interno Dettagli Esempi scritture contabili Costituzione Spa
Esempi scritture contabili Costituzione Spa 1 Esempi scritture contabili Vincolo 25% 2 Esempi scritture contabili Versamento restante parte del capitale sociale 3 Esempi scritture contabili Registrazione Dettagli LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IAS 38 Caratteristiche delle attività immateriali: una risorsa controllata dall entità in in conseguenza di di eventi passati e dalla quale Dettagli Schema di stato patrimoniale. Analisi dei contenuti dello stato patrimoniale. Stato patrimoniale - ATTIVO. Stato patrimoniale - ATTIVO
Analisi dei contenuti dello stato patrimoniale analisi bilancio 1 Schema di stato patrimoniale ATTIVO PASSIVO A) Crediti verso soci A) Patrimonio netto B) Immobilizzazioni B) Fondi per rischi e oneri C) Dettagli LE MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL IRAP NELLE IMPRESE INDIVIDUALI E NELLE
LE MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL IRAP NELLE IMPRESE INDIVIDUALI E NELLE SOCIETÀ DI PERSONE La base imponibile Irap delle imprese individuali e delle società di persone, secondo quanto stabilito dall Dettagli Regolamento di contabilità
Regolamento di contabilità Approvato con atto del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 14/09/2012 14/09/2012 Pag. 1 Articolo 1 Oggetto del Regolamento INDICE Articolo 2 Documenti obbligatori Articolo Dettagli Parte seconda EFFETTI CONTABILI DELLA RISTRUTTURAZIONE
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Convegno OIC 6: Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio Parte seconda EFFETTI CONTABILI DELLA RISTRUTTURAZIONE Dott. Luca Magnano San Lio Senior Dettagli - Il rimborso dei prestiti e le spese da servizi per conto terzi -
71 - Il rimborso dei prestiti e le spese da servizi per conto terzi - Il Titolo 3 delle uscite è costituito dai rimborsi di prestiti e dalle anticipazioni di cassa. La contrazione di mutui a titolo oneroso Dettagli BILANCIO DI PREVISIONE 2016 2018 NOTA INTEGRATIVA
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 2018 NOTA INTEGRATIVA Premessa Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano Dettagli ASSOCIAZIONE DI MUTUA ASSISTENZA TRA IL PERSONALE DELLA BANCA MPS NOTA INTEGRATIVA DEL RENDICONTO 2014 ESERCIZIO 1 GENNAIO 2014-31 DICEMBRE 2014
ASSOCIAZIONE DI MUTUA ASSISTENZA TRA IL PERSONALE DELLA BANCA MPS NOTA INTEGRATIVA DEL RENDICONTO 2014 ESERCIZIO 1 GENNAIO 2014-31 DICEMBRE 2014 Introduzione Il Bilancio al 31 Dicembre 2014 è formato dallo Dettagli Linee guida e schemi di redazione dei bilanci di esercizio degli Enti non profit
ENTI NON PROFIT Linee guida e schemi di redazione dei D I L U C A P A G L I O T T A 1. Introduzione Dopo aver esaminato in un recente intervento (vedi Notizie Sintesi n. 265 di Dicembre 2008, pag. 2) gli Dettagli Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche Segretario Generale
Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche Segretario Generale RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 Il rendiconto Dettagli Approfondimenti. Gli investimenti immobiliari secondo lo IAS 40. di Paolo Moretti
Gli investimenti immobiliari secondo lo IAS 40 di Paolo Moretti L «International Accounting Standards Board» (IASB), nell ambito del progetto di revisione («Improvement») dei princìpi contabili internazionali, Dettagli Estratto dalla Relazione al bilancio consuntivo per l esercizio finanziario 2012 (aggiunti alcuni schemi di sintesi).
Estratto dalla Relazione al bilancio consuntivo per l esercizio finanziario 2012 (aggiunti alcuni schemi di sintesi). 1 Il bilancio consuntivo per l esercizio 2012 è stato approvato con Delibera del Cda Dettagli Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto

References: art. 12
 articolo 2424
 articolo 2425
 articolo 2426
 articolo 2426
 articolo 2426
 articolo 2423
 articolo 2424
 articolo 2423
 articolo 2427
 articolo 2427
 articolo 2427
 articolo 2426
 art. 2426
 articolo 2
 Articolo 1
 Art. 1
 Art. 2
 Articolo 1
 Articolo 2