Source: http://docplayer.it/2298394-Capitolato-speciale-d-appalto.html
Timestamp: 2017-01-23 20:01:41+00:00

Document:
⭐CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Download "CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO"
1 AREA PATRIMONIO E SERVIZI INTERNI SERVIZIO LOGISTICA SEDE DI C.SO INGHILTERRA N. 7 TORINO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ACCESSI DI VIA AVIGLIANA E DI VIA CAVALLI PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO REDATTO DA: Arch. Andrea CERRATO P.I. Roberto MINORELLO IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LOGISTICA Arch. Claudio SCHIARI 31/05/2011 CSA accessi inghilterra.doc Pagina 1 di 542 PARTE PRIMA 5 Definizione tecnica ed economica dell appalto 5 Titolo I Definizione economica e rapporti contrattuali 5 CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL APPALTO 5 Art. 1. Oggetto dell appalto 5 Art. 2. Ammontare dell appalto 5 Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto 5 Art. 4. Categorie dei lavori 6 Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 6 Art. 5. Requisiti particolari in materia di impianti 6 CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE 6 Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 6 Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto 6 Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l appalto 7 Art. 9. Rappresentante dell appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 7 CAPO 3. TERMINI PER L ESECUZIONE 7 Art. 10. Consegna e inizio dei lavori 7 Art. 11. Consegna frazionata 8 Art. 12. Termini per l'ultimazione dei lavori 8 Art. 13. Proroghe 8 Art. 14. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori 9 Art. 15. Sospensioni ordinate dal R.U.P. 9 Art. 16. Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione 9 Art. 17. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore 10 Art. 18. Inderogabilità dei termini di esecuzione 10 Art. 19. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 11 CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 11 Art. 20. Lavori a corpo 11 Art. 21. Eventuali lavori a misura 12 Art. 22. Eventuali lavori in economia 12 Art. 23. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d opera 13 CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA 13 Art. 24. Divieto di anticipazione 13 Art. 25. Pagamenti in acconto 13 Art. 26. Pagamenti a saldo 14 Art. 27. Ritardi nel pagamento 14 Art. 28. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 14 Art. 29. Cessione del contratto e cessione dei crediti 15 CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE 15 Art. 30. Cauzione provvisoria 15 Art. 31. Cauzione definitiva 15 Art. 32. Riduzione delle garanzie 15 Art. 33. Obblighi assicurativi a carico dell impresa 15 CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L ESECUZIONE 16 Art. 34. Variazione dei lavori 16 Art. 35. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 17 CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 17 Art. 36. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 17 Art. 37. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 18 Art. 38. Piano di sicurezza e di coordinamento 18 Art. 39. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 18 Art. 40. Piano operativo di sicurezza 19 Art. 41. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 19 CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 19 CSA accessi inghilterra.doc Pagina 2 di 543 Art. 42. Subappalto 19 Art. 43. Responsabilità in materia di subappalto 21 Art. 44. Subaffidamento che non costituisce subappalto 22 Art. 45. Pagamento dei subappaltatori 22 CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 22 Art. 46. Accordo bonario 23 Art. 47. Definizione delle controversie 23 Art. 48. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 23 Art. 49. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 24 CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L ULTIMAZIONE 25 Art. 50. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 25 Art. 51. Termini per il collaudo o per l accertamento della regolare esecuzione 25 Art. 52. Presa in consegna dei lavori ultimati 26 CAPO 12. NORME FINALI 26 Art. 53. Tracciabilità dei pagamenti 26 Art. 54. Spese contrattuali, imposte, tasse 26 Art. 55. Oneri e obblighi a carico dell appaltatore 27 Art. 56. Obblighi speciali a carico dell appaltatore 28 Art. 57. Custodia del cantiere 29 Art. 58. Cartello di cantiere 29 PARTE SECONDA 29 Definizione tecnica dei lavori 29 e specificazione delle prescrizioni tecniche 29 Art. 59. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 29 Art. 60. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 29 Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 30 Art. 62. Terre e rocce da scavo 30 Art Descrizione sommaria delle prestazioni e delle opere 30 Art. 64 Normative di riferimento 30 CAPITOLO 2 - QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI 31 Art Premessa 31 Art Materiali in genere 31 Art Acqua, calce, leganti idraulici, pozzolane, gesso. 31 Art Sabbia, ghiaia, pietre naturali 32 Art Laterizi 32 Art. 70 Murature in genere 32 Art. 71 Murature di mattoni 33 Art. 72 Pareti di una testa ed in foglio con mattoni pieni e forati. Errore. Il segnalibro non è definito. Art. 73 Pareti prefabbricate e controsoffittature in gesso Errore. Il segnalibro non è definito. Art. 74 Coperture in genere Errore. Il segnalibro non è definito. Art. 75 Coperture a tetto Errore. Il segnalibro non è definito. Art. 76 Legnami 33 Art Materiali per pavimentazioni 33 Art Colori e vernici 34 Art Demolizioni e rimozioni 35 Art Malte e conglomerati 35 Art. 81 Impermeabilizzazioni 36 Art. 82 Intonaci 40 Art Pitturazioni e decorazioni 41 Art Pavimenti 43 Art Rivestimenti di pareti Errore. Il segnalibro non è definito. Art Marmi e pietre naturali. Norme generali 45 Art Marmi e pietre naturali 46 Art Pietre artificiali 46 Art. 89 Tinteggiature, coloriture, verniciature. Norme generali 47 Art Collocamento in opera. Norme generali 49 Art Collocamento di manufatti in marmo e pietre 49 CSA accessi inghilterra.doc Pagina 3 di 544 Art Collocamento di manufatti vari, apparecchi e materiali forniti dall'amministrazione appaltante 50 Art Superamento barriere architettoniche 50 Art Responsabilità civili e penali dell'appaltatore 50 Art Pavimentazioni in masselli e porfido 50 Art Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli 51 CAPITOLO 3 OGGETTO DELL APPALTO Errore. Il segnalibro non è definito. CAPITOLO 4 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI DA REALIZZARE 51 Art. 97 Condizioni generali 51 Art Opere provvisionali 53 Art OG1 Edifici civili e industriali Errore. Il segnalibro non è definito. Art Demolizioni e rimozioni 53 Art Murature e tramezzature Errore. Il segnalibro non è definito. Art Pavimenti e rivestimenti Errore. Il segnalibro non è definito. Art Intonaci Errore. Il segnalibro non è definito. Art Interventi di conservazione, restauro, sostituzione della copertura del fabbricato Errore. Il segnalibro non è definito. Art Opere accessorie alle murature Errore. Il segnalibro non è definito. Art Segnaletica di sicurezza, salvataggio, antincendio. Errore. Il segnalibro non è definito. Art Controsoffitti. Errore. Il segnalibro non è definito. Art Interventi di protezione dai volatili ed igienizzazione Errore. Il segnalibro non è definito. Art. 100 OS 3 Impianti idrico sanitario, cucine; lavanderie Errore. Il segnalibro non è definito. Art Opere da idraulico Errore. Il segnalibro non è definito. Art Opere da lattoniere Errore. Il segnalibro non è definito. Art Tubazioni e canali di gronda Errore. Il segnalibro non è definito. Art. 101 Infissi, serramenti interni, esterni OS 6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi. Errore. Il segnalibro non è definito. Art Opere da serramentista falegname fabbro - vetraio. Errore. Il segnalibro non è definito. Art Infissi in legno Errore. Il segnalibro non è definito. Art Opere da vetraio Errore. Il segnalibro non è definito Strutture di vetro cemento armato Errore. Il segnalibro non è definito. Art Opere in ferro Norme generali e particolari Errore. Il segnalibro non è definito Serramenti di PVC Errore. Il segnalibro non è definito. Art Serramenti, porte interne, vetri. Errore. Il segnalibro non è definito. Art Specifiche tecniche serramenti PVC, porte interne, vetri. Errore. Il segnalibro non è definito. Art Ispezione, prove e collaudo finale Errore. Il segnalibro non è definito. Art Certificazioni, verifiche funzionali, rilievi e collaudi Errore. Il segnalibro non è definito. Art. 104 OS 30 Impianti interni, elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi Errore. Il segnalibro non è definito. Art Oggetto Errore. Il segnalibro non è definito. Art Disposizioni legislative e normative Errore. Il segnalibro non è definito. Art Impianto elettrico - Descrizione sommaria delle opere Errore. Il segnalibro non è definito. Art Prescrizioni tecniche generali Errore. Il segnalibro non è definito. Art Smantellamenti ed opere provvisorie Errore. Il segnalibro non è definito. Art Esecuzione impianto illuminazione di sicurezza Errore. Il segnalibro non è definito. Art Prove, verifiche e certificazioni Errore. Il segnalibro non è definito. ABBREVIAZIONI - Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163); - Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); - Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti); - Capitolato generale d appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145); - R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207); - DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva previsto dall articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; - attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre CSA accessi inghilterra.doc Pagina 4 di 545 2010, n «lista»: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell opera o dei lavori, di cui all articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n PARTE PRIMA Definizione tecnica ed economica dell appalto Titolo I Definizione economica e rapporti contrattuali CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL APPALTO Art. 1. Oggetto dell appalto 1. L oggetto dell appalto consiste nell esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli accessi di via Avigliana e di Via Cavalli, rifacimento del muro di confine verso proprietà Telecom, riparazione degli intonaci del piano interrato oltre ad isolati interventi di riparazione di manufatti edilizi e componentistiche. 2. L intervento è così individuato: a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: manutenzione straordinaria degli accessi della sede di C.so Inghilterra n. 7; b) ubicazione: (edificio, indirizzo, comune) Sede di C.so Inghilterra n. 7 (TO); 3. Rientrano e sono comprese nell oggetto dell appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dei quali l appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 4. L esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell arte e l appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l articolo 1374 del codice civile. Art. 2. Ammontare dell appalto 1. L importo dell appalto definito a corpo, posto a base dell affidamento è il seguente: Importi in euro a) Importo lavori ,70 b) Oneri per attuazione piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) 7.560,30 a) + b) IMPORTO TOTALE ,00 2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, lettera a), definito a corpo, al quale è applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo dei costi per la sicurezza, sopra definito al comma 1, lettera b), non soggetto ad alcun ribasso, secondo quanto disposto dall'art dell'art. 131, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dal p.to 4. dell ALL. XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto 1. Il contratto è stipulato a corpo ai sensi dell articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, comma 6, del Regolamento generale. L importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. 2. Il ribasso percentuale offerto dall aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 3. Anche ai sensi dell articolo 118, comma 2, del Regolamento generale, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio CSA accessi inghilterra.doc Pagina 5 di 546 dell intervento, non ha valore negoziale. 3. I prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché senza valore negoziale ai fini dell appalto e della determinazione dell importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d opera, qualora ammissibili ai sensi dell articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui all articolo 24. Art. 4. Categorie dei lavori Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili Ai sensi della normativa vigente, i lavori d'importo pari a Euro ,49 sono classificati nella categoria prevalente di opere «OG 1», compresi gli oneri per l attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad euro 7.560,63; e le parti di lavoro appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente, d'importo superiore ai Euro ovvero superiore al 10 % dell'importo complessivo dei lavori, sono le seguenti: opere da opere da serramentista, fabbro, vetraio categoria OS6 importo Euro ,88 Art. 5. Requisiti particolari in materia di impianti 1. Per l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione degli impianti di cui agli artt. 1 e 2 del d.m. 37/2008, ove previsti, l'appaltatore, l'impresa associata o il subappaltatore devono possedere la prescritta abilitazione di regola rilevabile dall iscrizione alla CCIA. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte. Le imprese installatrici sono altresì tenute al rilascio della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti, cosi' come prescritto dagli artt. 7 e 11 del d.m. 37/2008. CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto 1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d appalto, ancorché non materialmente allegati: a) il Capitolato generale d appalto (D.M. 19/04/2000 n. 145) per quanto non abrogato dal D.P.R. 5/10/2010 n. 207, non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest ultimo; b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo; c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3; d) l elenco dei prezzi unitari come definito all articolo 3; e) il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all articolo 100 del d.lgs. n. 81 del 2008 e al punto 2 dell allegato XV allo stesso decreto, nonché l eventuale documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all art. 26, comma 3, dello stesso decreto, ed altresì le proposte integrative al predetto piano di cui all articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all articolo 100, comma 5, del d.lgs. n. 81 del CSA accessi inghilterra.doc Pagina 6 di 547 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza; f) il piano operativo di sicurezza (POS) di cui all articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all articolo 89, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 81 del 2008 ed al punto 3.2 del suo allegato XV nonché l eventuale documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all art. 26, comma 3, dello stesso decreto, g) il cronoprogramma di cui all articolo 40 del Regolamento generale; h) le polizze di garanzia previste per legge e dal presente Capitolato. 2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: a) il Codice dei contratti; b) il Regolamento generale, per quanto applicabile; c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati. 3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: a) il computo metrico e il computo metrico estimativo; b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato. Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l appalto 1. La sottoscrizione del contratto da parte dell appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 2. Ai sensi dell articolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento generale, l appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono l immediata esecuzione dei lavori. Art. 9. Rappresentante dell appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 145/2000, deve avere domicilio nel luogo dove ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso la sede dell'amministrazione Appaltante; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all articolo 3 del capitolato generale d appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Qualora l appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all articolo 4 del capitolato generale d appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente Capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. CAPO 3. TERMINI PER L ESECUZIONE Art. 10. Consegna e inizio dei lavori 1. L esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, ovvero ai sensi dell art. 11, c. 9 D.Lgs. 163/2006 dopo che l aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, in seguito a consegna risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell esecutore. CSA accessi inghilterra.doc Pagina 7 di 548 2. Se nel giorno fissato e comunicato l appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio; i termini per l esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell aggiudicatario. Qualora sia indetta una nuova procedura per l affidamento del completamento dei lavori, l appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 3. E' facoltà della Stazione appaltante procedere, nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 153 comma 1 e 4 del Regolamento nel rispetto di quanto disposto dall art. 11, comma 9, 10bis e 10 ter D.Lgs. 163/2006. In tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente a norma dell'art. 154 comma 3 del Regolamento. 4. la Stazione appaltante si riserva di valutare se ricorrono le ipotesi per ordinare l esecuzione immediata della prestazione ai sensi dell art. 11, c.9 u.p. D.Lgs. 163/2006. Art. 11. Consegna frazionata 1. Le disposizioni sulla consegna di cui all art. 10 comma 2, anche in via d urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l urgenza sia limitata all esecuzione di alcune di esse. 2. Le disposizioni sulla consegna di cui all art. 10 comma 2, anche in via d urgenza di cui al comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dalla documentazione progettuale. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna e l ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l esecuzione, se non diversamente determinati. Art. 12. Termini per l'ultimazione dei lavori 1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell appalto è fissato in giorni 120 (in lettere centottanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. 3. L appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori, se presente, che potrà anche fissare scadenze intermedie Art. 13. Proroghe 1. L appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all articolo 12, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all articolo 12, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività. 3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori. 4. La proroga è concessa o negata dal R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. 5. Nei casi di cui al comma 2 il termine di 30 giorni è ridotto a 10 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all articolo 12, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. 6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta. 7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie temporali intermedie previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all articolo 19, comma 4; in tal caso per termine di ultimazione di cui all articolo 12 si intendono i singoli termini delle soglie parziali dal predetto articolo 17, comma 4 e il periodo di proroga è proporzionato all importo dei lavori per l ultimazione dei quali è concessa la proroga. CSA accessi inghilterra.doc Pagina 8 di 549 Art. 14. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d arte, la direzione dei lavori d ufficio o su segnalazione dell appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d opera nei casi previsti dall articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell articolo 190 cc. 2 e 5 del Regolamento generale. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l accettazione tacita. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all articolo 17. Art. 15. Sospensioni ordinate dal R.U.P. 1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità ai sensi dell art. 158 c.2 del Regolamento generale; l ordine è trasmesso contemporaneamente all appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione. 2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all appaltatore e al direttore dei lavori. 3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell articolo 14, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili. Art. 16. Penali in caso di ritardo 1. Ai sensi dell articolo 145, comma 3, del Regolamento generale, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari al 1 (uno) per mille dell importo contrattuale. In relazione all esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato speciale, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importi. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell articolo 10, comma 2 oppure comma 3; b) nell inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all appaltatore che CSA accessi inghilterra.doc Pagina 9 di 5410 non abbia effettuato gli adempimenti prescritti; c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. e) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo ai sensi dell articolo 12, comma 3 e dall art La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l appaltatore, in seguito all andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all articolo La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 6. L importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la Stazione Appaltante procede ai sensi dell art. 136 del Codice dei Contratti. 7. L applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. Art. 17. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore 1. Ai sensi dell articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 10 (in lettere dieci) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; d) per motivate esigenze specifiche dei soggetti che utilizzano l immobile in virtù della normativa vigente o di un titolo giuridico; e) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato. 3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del crono programma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale crono programma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma In caso di consegne frazionate ai sensi dell articolo 12, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; in tal caso le soglie temporali di cui al comma 4 si computano a partire dalla relativa consegna parziale. Qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l articolo 158 del Regolamento generale. Art. 18. Inderogabilità dei termini di esecuzione 1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione o della sospensione dei lavori: a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo CSA accessi inghilterra.doc Pagina 10 di 5411 funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b) l adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale; f) le eventuali controversie tra l appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l appaltatore e il proprio personale dipendente; h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, per l iscrizione di riserve né per l eventuale risoluzione del Contratto da parte dell Appaltatore. Art. 19. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 1. L eventuale ritardo imputabile all appaltatore nel rispetto dei termini per l ultimazione dei lavori superiore a 60 (in lettere sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell articolo 136 del Codice dei contratti. 2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. 3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all articolo 16, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma Sono dovuti dall appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 5. La risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell articolo 136 del Codice dei contratti, è possibile anche in caso di ritardo imputabile all appaltatore nel rispetto delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale ai sensi dell articolo 17, comma 4, superiore a 60 (in lettere sessanta) giorni naturali consecutivi. Trovano comunque applicazione i commi 2, 3 e 4. CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI Art. 20. Lavori a corpo 1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 2. Nel corrispettivo per l esecuzione dei lavori a corpo s intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti CSA accessi inghilterra.doc Pagina 11 di 5412 progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 4. L elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo posto a base di gara in base al quale effettuare l aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. 5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. 6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all art. 184 del Regolamento generale, per l accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio. Art. 21. Eventuali lavori a misura 1. Qualora in corso d opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dell articolo 34, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all articolo 43, comma 9, del Regolamento generale, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro a corpo, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto. 2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o contrattuali si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell articolo 35, fermo restando che le stesse variazioni possono essere definite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione a corpo. 3. Non sono comunque riconosciuti incrementi dimensionali che non trovino rispondenza nei disegni di progetto, se non preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori. 4. Nel corrispettivo per l esecuzione degli eventuali lavori a misura s intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante. 5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall elenco dei prezzi unitari di cui all articolo 3, comma Gli eventuali oneri per la sicurezza valutati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono computati con i prezzi di elenco, oppure con nuovi prezzi formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità. Art. 22. Eventuali lavori in economia 1. La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di varianti, è effettuata con le modalità previste dall articolo 179 del Regolamento generale, come segue: a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente; b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e la mano d opera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti. 2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, ove non specificatamente dichiarate dall aggiudicatario in sede di giustificazione delle offerte anormalmente basse, sono convenzionalmente determinate rispettivamente nella misura del 13% (tredici per cento) e del 10% (dieci per cento). 3. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, sono valutati alle medesime condizioni di cui al comma 1, senza l applicazione di alcun ribasso. CSA accessi inghilterra.doc Pagina 12 di 5413 Art. 23. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d opera 1. Ai sensi dell articolo 180, commi 4 e 5, del Regolamento generale, i manufatti relativi a serramenti esterni, il cui valore è superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in cantiere e accettati dalla direzione dei lavori, sono accreditati nella contabilità delle rate di acconto di cui all articolo 25 anche prima della loro messa in opera, per la metà del prezzo a piè d opera, come stabilito per la quota fornitura nelle analisi dei prezzi ovvero per la quota fornitura desumibile dall elenco prezzi allegato al contratto. 2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all articolo 25, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima. 3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori. CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA Art. 24. Divieto di anticipazione 1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell articolo 140, comma 1, del Regolamento generale, non è dovuta alcuna anticipazione. Nell ambito del presente Capitolato non sono previste, per alcun materiale da costruzione, le modalità di pagamento disciplinate dall art. 133 c. 1-bis D. lgs. 163/2006. Art. 25. Pagamenti in acconto 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 20, 21, 22 e 23, al netto del ribasso d asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro , Ai sensi dell articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l indicazione della data di chiusura; b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l indicazione della data di emissione. 4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n Ai sensi dell articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall importo minimo di cui al comma Ai sensi dell articolo 48-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all acquisizione d ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui all articolo 41, comma 1, lettera d); b) qualora l appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente; c) all ottemperanza alle prescrizioni di cui all articolo 65 in materia di tracciabilità dei pagamenti; d) alla sussistenza delle condizioni di cu ial D.M. 18/01/2008 n La stazione appaltante si riserva di trattenere dal certificato di pagamento le somme dovute dall appaltatore al proprio personale dipendente, ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente., CSA accessi inghilterra.doc Pagina 13 di 5414 Art. 26. Pagamenti a saldo 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all emissione del certificato di cui al comma Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall appaltatore entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla richiesta del RUP; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. 3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all articolo 25, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell opera, ai sensi dell articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell articolo 124, comma 3, del Regolamento generale, emessa nei termini e alle condizioni che seguono: a) un importo garantito almeno pari all importo della rata di saldo, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; b) efficacia dalla data di emissione del certificato di pagamento con estinzione due anni dopo l emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme agli schemi di legge. 6. Salvo quanto disposto dall articolo 1669 del codice civile, l appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. 7. L appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. Art. 27. Ritardi nel pagamento 1. In caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto o del saldo, si applicano l art. 133 del Codice dei Contratti e gli artt. 142 e 144 del Regolamento Generale. Gli interessi sono riconosciuti nella misura accertata annualmente con il decreto previsto dall art. 133 c. 1 del Codice dei Contratti e comprendono il maggior danno ai sensi dell art c. 2 Codice civile. 2. Il pagamento in acconto e a saldo avverrà previa presentazione di regolare fattura fiscale ai sensi dell articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n Ai fini della corresponsione all Appaltatore degli interessi per ritardato pagamento, i termini di cui agli artt. 25 e 26 del presente Capitolato e 143 del Regolamento generale, si intendono interrotti, per il periodo intercorrente tra la spedizione delle richieste di erogazione alla Cassa Depositi e Prestiti (o Regione Piemonte o altro soggetto finanziatore) e la ricezione del relativo mandato presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale (circ. n. 1120/1983 Cassa Dep. Prest.). 4. I termini di cui al presente articolo si intendono sospesi nel periodo necessario all acquisizione, d ufficio o su iniziativa dell appaltatore, del D.U.R.C. Art. 28. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 1. Ai sensi dell articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l articolo 1664, primo comma, del codice civile, fatto salvo quanto previsto ai commi 4, 5 6, 6 bis dell art. 133 citato. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, qualora, per cause non imputabili all appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l ultimazione dei lavori stessi. 3. La compensazione dei prezzi di cui all art. 133 c. 4ss del d.lgs. 163/2006, o l applicazione dell aumento sul prezzo CSA accessi inghilterra.doc Pagina 14 di 5415 chiuso di cui al comma 2, deve essere richiesta dall appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi e all applicazione dell aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 2. Art. 29. Cessione del contratto e cessione dei crediti 1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell articolo 117 del Codice dei contratti. CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE Art. 30. Cauzione provvisoria 1. Ai sensi dell articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità, alle condizioni e nei termini di cui al bando di gara o alla lettera di invito. Art. 31. Cauzione definitiva 1. Ai sensi dell articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell articolo 123 del Regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, da prestarsi con le modalità e gli importi specificati dalla normativa vigente e nel bando di gara o nella lettera di invito. 2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 3. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25% (venticinque per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione; lo svincolo e l estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 4. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento ivi comprese le spese dei lavori da eseguirsi d ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell appaltatore di proporre azione innanzi l autorità giudiziaria ordinaria. 5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell importo originario. 6. Ai sensi dell articolo 146, comma 1, del Regolamento generale, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti. 7. Ai sensi dell articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Art. 32. Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all articolo 30 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all articolo 31 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale. Art. 33. Obblighi assicurativi a carico dell impresa 1. Ai sensi dell articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell articolo 125, del Regolamento generale, l appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni CSA accessi inghilterra.doc Pagina 15 di 5416 prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell articolo 10, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione per parti determinate dell opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore e devono essere prestate in conformità alle disposizioni di legge. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata cosi distinta: partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, partita 2) per le opere preesistenti: euro ,00 partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro ,00 b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro , Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. 7. Ai sensi dell articolo 128, comma 2, del Regolamento generale, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all articolo 37, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative pro quota in relazione ai lavori da esse assunti. CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L ESECUZIONE Art. 34. Variazione dei lavori 1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l impresa appaltatrice possa pretendere compensi all infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei contratti. 2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. 3. Qualunque reclamo o riserva che l appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell esecuzione dell opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell inizio dell opera oggetto di tali richieste. 4. Alle varianti disposte dalla Stazione Appaltante si applicano le disposizioni di cui all art. 132 del Codice dei Contratti e agli artt. 161, 162 cc. 1 e 2, e art. 163 del Regolamento generale. 5. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato. 6. Salvo i casi di cui al comma 3 primo periodo dell art. 132 del Codice dei Contratti, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale ovvero atto aggiuntivo al contratto, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. CSA accessi inghilterra.doc Pagina 16 di 5417 7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 38 con i conseguenti adempimenti di cui all articolo 39, nonché l adeguamento dei piani operativi di cui all articolo 40. Art. 35. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell articolo 3, comma Qualora tra i prezzi di cui all elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell articolo 3, comma 3, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all articolo 163 del Regolamento generale. CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA Art. 36. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 1. Ai sensi dell articolo 90, comma 9, e dell allegato XVII al d. lgs.n. 81 del 2008, l appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.p.r. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell acquisizione d ufficio, l indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari ai fini dell acquisizione d ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni: - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; - la classe dimensionale dell impresa in termini di addetti; - per l INAIL: codice ditta, sede territoriale dell ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; - per l INPS: matricola azienda, sede territoriale dell ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza; e) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all articolo 14 del Decreto n. 81 del Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all articolo 31 del Decreto n. 81 del b) del proprio Medico competente di cui all articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 38, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all articolo 39; d) il piano operativo di sicurezza di cui all articolo Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell impresa mandataria, qualora l appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell articolo 37, commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei Contratti, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse CSA accessi inghilterra.doc Pagina 17 di 5418 appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. L appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui all articolo 36, commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente. Art. 37. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 1. Anche ai sensi, ma non solo, dell articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l appaltatore è obbligato: a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere; b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma L appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 4. L appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free». 5. L appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell applicazione di quanto stabilito all articolo 36, oppure agli articoli 38, 39, 40 o 41. Art. 38. Piano di sicurezza e di coordinamento 1. L appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all allegato XV, punti 1 e 2, al citato d. lgs. n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale. 2. L obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell articolo 39. Art. 39. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 1. L appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione CSA accessi inghilterra.doc Pagina 18 di 5419 la disciplina delle varianti. Pertanto il riconoscimento dei maggiori oneri è subordinato all approvazione della Stazione appaltante. Art. 40. Piano operativo di sicurezza 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque almeno 5 giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 2. Ai sensi dell articolo 131 del Codice dei contratti l appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all articolo 42, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall articolo 36, comma Il piano operativo di sicurezza (POS) costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all'articolo Ai sensi dell articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all articolo 26 del citato Decreto n. 81 del Art. 41. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 1. L appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all impresa mandataria. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell esecuzione dei lavori. 4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 5. Ai sensi dell articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza. CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO Art. 42. Subappalto 1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all articolo 4, comma 1, sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell importo della categoria dei lavori, quest ultima ricalcolata con riferimento al prezzo del contratto di appalto. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta dell appaltatore, con l osservanza dell articolo 118 del Codice dei contratti nonché dell articolo 170 del Regolamento generale, con i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono: a) i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, elencati all articolo 107, comma 2, del Regolamento generale, di importo superiore al 15% (quindici per cento) dell importo totale dei lavori, possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, CSA accessi inghilterra.doc Pagina 19 di 5420 dell importo di ciascuna categoria ricalcolata con riferimento al prezzo del contratto di appalto; il subappalto, nel predetto limite, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa categoria, salvo ragioni obiettive; b) i lavori appartenenti alla/e categoria/e generale/i nonché alla/e categoria/e specializzata/e indicata/e a «qualificazione obbligatoria» nell allegato «A» al Regolamento generale, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell importo totale dei lavori oppure a euro , diversa/e da quella/e di cui alla precedente lettera a), possono essere subappaltati per intero; gli stessi lavori devono essere obbligatoriamente subappaltati qualora l appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione; c) i lavori delle categorie specializzate diverse da quelle indicate a «qualificazione obbligatoria» nell allegato «A» al Regolamento generale, di importo superiore al 10% dell importo totale dei lavori oppure a euro , possono essere subappaltati per intero. 2. L affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni: a) che l appaltatore abbia indicato all atto dell offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; b) che l appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante: 1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell istanza o revoca dell autorizzazione eventualmente rilasciata: - che per i lavori e le opere affidate in subappalto l Appaltatore praticherà i prezzi risultanti dall aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento) - gli oneri della sicurezza spettanti e i corrispondenti apprestamenti facenti carico al subappaltatore e previsti dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell allegato XV al d. lgs. n. 81 del 2008; - l inserimento delle clausole obbligatorie (in materia di tracciabilità dei flussi finanziari) ai sensi dell articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136/2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell articolo 2359 del codice civile, con l impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio; c) che l appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante: 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all articolo 38 del Codice dei contratti; 3) le informazioni di cui all articolo 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell acquisizione del DURC di quest ultimo; d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro ,07, l appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.p.r. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell articolo 12, comma 4, dello stesso d.p.r. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall importo dei relativi lavori, qualora per l impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.p.r. 3. Il subappalto e l affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell importo contrattuale o di importo inferiore a euro, i termini per il rilascio dell autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà. Qualora l istanza non contenga tutti i documenti necessari all accoglimento dell istanza, in base alla normativa vigente, la Stazione Appaltante interromperà il termine, che inizierà nuovamente a decorrere dalla ricezione di quanto richiesto. 4. L affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: a) ai sensi dell articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per CSA accessi inghilterra.doc Pagina 20 di 54 Vedere altro
LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E ANTINCENDIO DI PARTE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE CONSOB SITO IN ROMA, VIA G.B. MARTINI N. 3 CIG: 3696307108 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO articolo 53, comma Dettagli SESTRI LEVANTE. (Provincia di Genova) Cap 16039 Sestri Levante. Piazza Matteotti. 3 - telefono 0185 4781
SESTRI LEVANTE (Provincia di Genova) Cap 16039 Sestri Levante. Piazza Matteotti. 3 - telefono 0185 4781 LAVORI DI PROGETTO DEFINITIVO DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO FASCIE-ROSSI SISTEMA MUSEALE DI SESTRI Dettagli Comune di TORINO Provincia di Torino CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO OPERE EDILI
Comune di TORINO Provincia di Torino CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO OPERE EDILI (LAVORI A CORPO) articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti (articolo 43, commi 3 e seguenti, e 138, commi Dettagli COMUNE DI SALICE SALENTINO LAVORI DI
COMUNE DI SALICE SALENTINO (Provincia di LECCE) LAVORI DI adeguamento, ristrutturazione e ampliamento dell esistente struttura di accoglienza per persone con handicap grave e del deposito comunale di automezzi, Dettagli Lavori di: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLO STABILE DELL I.T.C.G. E. FERMI - IGLESIAS CUP: I36E1200023000
Novembre 2013 Pagina 1 di 56 Lavori di: DELLO STABILE DELL I.T.C.G. E. FERMI - IGLESIAS CUP: I36E1200023000 CIG: CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del Codice dei Dettagli CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del Codice dei contratti (articoli 43, commi da 3 a 6, 138, commi 1 e 2, e 184, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 1 Sommario Dettagli SETTORE LAVORI PUBBLICI. PROGETTO ESECUTIVO (Ai sensi dell'art. 93 comma 5 della D. L. vo 163/2006 e s.m.i.)
SETTORE LAVORI PUBBLICI PROGETTO ESECUTIVO (Ai sensi dell'art. 93 comma 5 della D. L. vo 163/2006 e s.m.i.) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA DI SAN ROCCO CASTAGNARETTA CUP: CIG: Dettagli LAVORI DI. CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO (articolo 45, commi 3 e seguenti, regolamento generale, d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554)
PROVINCIA di MONZA E BRIANZA SETTORE DEMANIO PATRIMONIO ed EDILIZIA SCOLASTICA 1 - Capitolato speciale d appalto (parte normativa) - Lavori a misura LAVORI DI Rifacimento impermeabilizzazione e pavimentazione Dettagli COMUNE DI BRINDISI UFFICIO TECNICO SETTORE LAVORI PUBBLICI FAX n. 0831/560715 P.IVA 00268880747 C.F. 80000250748 Piazza Matteotti 0831229111
- Capitolato speciale d appalto Lavori a corpo COMUNE DI BRINDISI UFFICIO TECNICO SETTORE LAVORI PUBBLICI FAX n. 0831/560715 P.IVA 00268880747 C.F. 80000250748 Piazza Matteotti 0831229111 UFFICI GIUDIZIARI Dettagli Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Via del Convento, Assergi L Aquila. Lavori di
REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO AL SERVIZIO DEGLI UFFICI E RIFACIMENTO DI PARTE DI RECINZIONE ESISTENTE PRESSO LA SEDE DEL POLO CULTURALE DI ISOLA DEL GRAN SASSO Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti Dettagli Studio di Ingegneria e Consulenza
Studio di Ingegneria e Consulenza 13 COMUNE DI SONDRIO PROVINCIA DI SONDRIO Piazza Campello, 1-23100 Sondrio CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ED ELENCO PREZZI COMUNE DI SONDRIO (Provincia di Sondrio) LAVORI Dettagli Parco Nazionale Arcipelago Toscano
Parco Nazionale Arcipelago Toscano Lavori di adeguamento dell immobile sito in Via Roma n. 26 nel Comune di Marciana per realizzazione di una foresteria CUP: CIG: CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO art. 53, Dettagli CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO Nuova Sede Camerale - Recupero di un ex edificio industriale PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO I N D I C E
I N D I C E CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL APPALTO... 5 Art. 1... 5 Oggetto dell appalto... 5 Art. 2... 5 Ammontare dell appalto... 5 Art. 3... 6 Modalità di stipulazione del contratto... 6 Art. 4... 6 Dettagli C COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI)
C COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI) Oggetto CASTELLO BELGIOIOSO RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO ELEMENTI STRUTTURALI DI COPERTURA ALA OVEST Descrizione CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO Data: Marzo Dettagli ACCORDO PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE DEL BACINO DEL LUSENZO DORSALE EST - LUNGOMARE DI SOTTOMARINA CONDOTTA PER ACQUE METEORICHE
Pagina 1 di 49 Indice CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL APPALTO... 5 Art. 1 - Oggetto dell appalto... 5 Art. 2 - Ammontare dell appalto... 5 Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto... 6 Art. 4 - Categoria Dettagli COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO (Prov. di Grosseto) Via Vittorio Emanuele, 2-58012 Giglio Castello
COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO (Prov. di Grosseto) Via Vittorio Emanuele, 2-58012 Giglio Castello Tel. 0564/806064 Fax 0564/806349 P.IVA 00090220534 C.F. 82002270534 LAVORI DI Opere e lavori di manutenzione Dettagli SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
CITTA DI PALERMO Area Infrastrutture Ufficio Opere Pubbliche Programma Operativo Nazionale FESR Ambienti per l apprendimento Asse II Qualità degli ambienti scolastici Obiettivo C - Incrementare la qualità Dettagli COMUNE di FABRIANO. Oggetto. Lavori per il completamento delle finiture della nuova sede degli uffici comunali. Nuovo edificio.
COMUNE di FABRIANO (Provincia di ANCONA) Piazza del comune n. 1 Tel. 0732-709326-216 fax 0732-709326 E-MAIL g.cipriani@comune.fabriano.an.it Oggetto Lavori per il completamento delle finiture della nuova Dettagli Comune di ACQUI TERME Provincia di ALESSANDRIA
Comune di ACQUI TERME Provincia di ALESSANDRIA CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO OPERE EDILI (LAVORI A CORPO) articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti (articolo 43, commi 3 e seguenti, Dettagli LAVORI DI 1 CIRCOSCRIZIONE TALSANO - LAMA SAN VITO, VIA FEDERICO II 2 CIRCOSCRIZIONE PAOLO VI, VIA A. DE GASPERI
LAVORI DI Programma Operativo 2007-2013 Asse II Linea di Intervento 2.5 Interventi di miglioramento della gestione del ciclo dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati Azione 2.5.1 Potenziamento ed ammodernamento Dettagli LAVORI DI Ristrutturazione e riqualificazione con adeguamento impiantistico del Mercato Ittico All'Ingrosso di REGGIO CALABRIA
Ristrutturazione e riqualificazione con adeguamento impiantistico del Mercato Ittico All'ingrosso di Reggio Calabria (P.O.R. Calabria 2007-2013 Bandi F.E.P. Misura 3.3) LAVORI DI Ristrutturazione e riqualificazione Dettagli CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO (art. 5 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)
SETTORE PROGETTAZIONE OO.PP. Viale De Gasperi nº124 tel. (0735)794300 fax (0735)794309 cod.f.-part.iva 00360140446 www.comunesbt.it LAVORI DI PAVIMENTAZIONE PIAZZA GRONCHI IN ZONA PEEP SS. ANNUNZIATA CAPITOLATO Dettagli COMUNE DI MACERATA (Provincia di MACERATA)
A.2. - Capitolato speciale d appalto (parte normativa) - Lavori a misura COMUNE DI MACERATA (Provincia di MACERATA) Lavori di RESTAURO DELLA EX PALAZZINA DELLE TERME E DELL'EX CINEMA DI VIA CRISPI, SEDE Dettagli COMUNE DI BARLETTA (Provincia di BT)
A.1. - Capitolato speciale d appalto (parte normativa) - Lavoro a corpo COMUNE DI BARLETTA (Provincia di BT) Lavori di LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N.1160 NICCHIE FUNERARIE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE Dettagli UMBRIA TPL E MOBILITA' S.p.A. Lavori di
UMBRIA TPL E MOBILITA' S.p.A. Lavori di INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL CONSOLIDAMENTO E LA MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.M. 28/10/2005 DELLA GALLERIA DI POGGIO AZZUANO E DI CONSOLIDAMENTO Dettagli 1 NATURA E OGGETTO DELL APPALTO
Sommario PARTE PRIMA: Definizione tecnica ed economica dell appalto TITOLO I Definizione economica e rapporti contrattuali Capo 1 NATURA E OGGETTO DELL APPALTO Art. 1 Oggetto dell appalto e definizioni... Dettagli %' ( +,-.+/01 23.4 5,+ 2613+3,/ 661-+&0/ .+4, !"## $ "
%' ( +,-.+/01 23.4 5,+ 2613+3,/ 27001 && 7!8+ 661-+&0/! %.+4,!"## $ "! "##$%%#$%%&'"#"()* 1 COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO PROVINCIA DI BENEVENTO Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori Dettagli CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO. Contratto a corpo
COMUNE DI CAPURSO (Provincia di Bari) Lavori di INTERVENTI NELL'AMBITO del PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - Ambienti per l Apprendimento FESR 2007-2013 - 2007 IT 16 1 PO 004 - Asse II Qualità degli ambienti Dettagli CITTÀ di FABRIANO PROVINCIA DI ANCONA. Lavori di. Polo bibliotecario e delle Arti visive. Recupero funzionale del Palazzo del Podestà
CITTÀ di FABRIANO PROVINCIA DI ANCONA Settore Assetto e Tutela del Territorio Lavori di Polo bibliotecario e delle Arti visive. Recupero funzionale del Palazzo del Podestà CUP: CIG: CAPITOLATO SPECIALE Dettagli 1 - NATURA E OGGETTO DELL APPALTO
Sommario PARTE PRIMA: Definizione tecnica ed economica dell appalto TITOLO I Definizione economica e rapporti contrattuali Capo 1 - NATURA E OGGETTO DELL APPALTO Art. 1 Oggetto dell appalto e definizioni... Dettagli Università degli Studi di Padova Lavori di restauro conservativo del cortile antico del Bo SCHEMA DEL CONTRATTO D APPALTO
Indice CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL APPALTO Art. 1 Oggetto dell appalto... Art. 2 Ammontare dell appalto... Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto... Art. 4 Categoria prevalente e categorie scorporabili... Dettagli OPERE ARCHITETTONICHE. Capitolato Speciale di Appalto. A.csa
OPERE ARCHITETTONICHE Capitolato Speciale di Appalto A.csa 1 Indice PARTE PRIMA DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL APPALTO Art. 1 Oggetto dell appalto Art. 2 Ammontare Dettagli UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA CABINA ELETTRICA A SERVIZIO DELL EDIFICIO RM049 CAPITOLATO SPECIALE PER APPALTO INTEGRATO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE Dettagli SCHEMA DI CONTRATTO D APPALTO. PARTE PRIMA: Definizione tecnica ed economica dell appalto. TITOLO I Definizione economica e rapporti contrattuali
SCHEMA DI CONTRATTO D APPALTO PARTE PRIMA: Definizione tecnica ed economica dell appalto TITOLO I Definizione economica e rapporti contrattuali Capo 1 - NATURA E OGGETTO DELL APPALTO Art. 1 Oggetto dell Dettagli SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO RECINZIONE METALLICA INTERNA CAMPO DI REPUBBLICA ITALIANA
SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO RECINZIONE METALLICA INTERNA CAMPO DI CALCIO COMUNALE. REPUBBLICA ITALIANA L anno duemilaotto (2010) il giorno ( ) del mese di In Gonzaga, presso la Dettagli CITTÀ di FABRIANO PROVINCIA DI ANCONA. Settore Assetto e Tutela del Territorio. Lavori di
CITTÀ di FABRIANO PROVINCIA DI ANCONA Settore Assetto e Tutela del Territorio Lavori di Lavori di miglioramento sismico dell'ex convento di San Biagio destinato a fini sociali (Casa di riposo) CUP: F99D14000300002 Dettagli Capitolato Speciale d appalto Appalto art. 53, comma 2, lettera a), d.lgs. n. 163 del 2006 Contratto a misura. Lavori di
Lavori di I.C. FRASCATI 1 MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO VILLA INNOCENTI CUP: I14H15000790001 CIG: 6511997DE9 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO art. 53, comma 4, periodi secondo, quarto e quinto, Dettagli A.1. - Capitolato speciale d appalto (parte normativa) - Lavoro a corpo. UMBRIA TPL e MOBILITA S.p.A. Lavori di
A.1. - Capitolato speciale d appalto (parte normativa) - Lavoro a corpo UMBRIA TPL e MOBILITA S.p.A. Lavori di RIFACIMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO ALL'IMBOCCO LATO TERNI DELLA GALLERIA MADDALENA ED OPERE Dettagli CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
COMUNE DI CUNEO Settore Ambiente e Mobilità Stazione appaltante: COMUNE DI CUNEO Lavori di riqualificazione ambientale Area Crocetta nell ambito del Parco fluviale Gesso e Stura. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO Dettagli Comune di Frignano. (Provincia di CASERTA)
Comune di Frignano (Provincia di CASERTA) Lavori di Potenziamento Ristrutturazione - Ammodernamento- Ampliamento e Razionalizzazione della rete fognaria cittadina I LOTTO I stralcio CUP: G89G13001080006 Dettagli LAVORI DI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI SCUOLA ELEMENTARE BICE PIACENTINI.
SETTORE MANUTENZIONE E QUALITA URBANA VIALE DE GASPERI 120 TEL. 0735 794300 COD. FISC. E PARTITA IVA 00360140446 LAVORI DI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI SCUOLA ELEMENTARE BICE PIACENTINI. Data 13/05/09 Dettagli LAVORI DI SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DI PARTE DELLA RETE SENTIERISTICA DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA
Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga LAVORI DI SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DI PARTE DELLA RETE SENTIERISTICA DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA CAPITOLATO SPECIALE Dettagli LAVORI DI. CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO (articolo 45, commi 3 e seguenti, regolamento generale, d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554)
Capitolato speciale d appalto (parte normativa) Lavori a corpo e a misura UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA PALAZZO GIULIARI SEDE DEL RETTORATO LAVORI DI Restauro per adeguamento funzionale dei locali e Dettagli CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PARTE PRIMA
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PARTE PRIMA Indice generale CAPO 1 -NATURA E OGGETTO DELL APPALTO... Art. 1 -Oggetto dell appalto... Art. 2 -Ammontare dell appalto... Art. 3 -Modalità di stipulazione del Dettagli Capitolato speciale d appalto
Capitolato speciale d appalto ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE Direzione Regionale per il Trentino Alto Adige Ufficio Tecnico via Tommaso Gar, 16/2-38100 TRENTO telefono 0461/886745 telefax Dettagli PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
COMUNE DI GIUSSANO E SEREGNO (Provincia di Monza e Brianza) Lavori di realizzazione rotatoria Città di Giussano Provincia di Monza e della Brianza Città di Seregno Provincia di Monza e della Brianza PROGETTO Dettagli BARI PROVINCIA DI PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. Localizzazione lntervento COMMITTENZA GAL PROGETTISTA CSA
COMUNEdiGRAVINA PROVINCIA DI BARI PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO " Cammini d'europa: rete europea di storia, cultura e turismo" Rifunzionalizzazione del percorso di accesso alla chiesa-grotta di San Michele, Dettagli LAVORI DI. P.R.E.R.P. 2007-2009 PROGRAMMA REGIONALE EMERGENZA CASA Progetto per la COSTRUZIONE DI UN IMMOBILE PER COMPLESSIVI 12 ALLOGGI
LAVORI DI P.R.E.R.P. 2007-2009 PROGRAMMA REGIONALE EMERGENZA CASA Progetto per la COSTRUZIONE DI UN IMMOBILE PER COMPLESSIVI 12 ALLOGGI LECCO - VIA GORIZIA CUP I15H11000000009 CIG 206241892A Appalto 122/2011 Dettagli PROGETTO ESECUTIVO Realizzazione del museo del pescatore: esperienze, storie, conoscenze
Gruppo Azione Costiera Torri e Tonnare del Litorale Trapanese ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dettagli CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO (Decreto leg.vo 163/2006 e s.m.i., art. 82 comma 2 b - articolo 45, commi 3 e seguenti, regolamento generale, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554) - Lavori a corpo Euro Importo Dettagli LAVORI. REGIONE PUGLIA - PO FERS 2007 2013 Asse III Linea d Intervento 3.2 Azione 3.2.1.
Comune di Laterza Provincia di Taranto Settore 4 Lavori Pubblici Servizio 1- Lavori Pubblici e Viabilità Servizio 2- Manutenzioni, Utenze e Pubblica Illuminazione. Tel: 099/829795 - Email: petrelli@comune.laterza.ta.it Dettagli COMUNE DI Saviore dell' Adamello Provincia di Brescia CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
COMUNE DI Saviore dell' Adamello Provincia di Brescia Progetto riqualificazione urbana con creazione piazza commerciale e posti auto interrati in località "Cantù" CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO DECRETO Dettagli GEN COMUNE DI BOLOGNA PROVINCIA DI BOLOGNA PROGETTO LAVORI DI SISTEMAZIONE PARTI ESTERNE E REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO DELLA SEZIONE DI BOLOGNA
ing. Mirko Cioni ing. Saverio Lenzi ing. Sara Melotti ing. Alberto Peri Via Mazzini n 146 40046 Porretta Terme (BO) Tel./Fax 0534 22122 e-mail: info@aistudioassociato.191.it arch. Francesca Chiari COMUNE Dettagli AREA EDILIZIA SERVIZIO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA. I.T.I. A. AVOGADRO Corso San Maurizio 8 - Torino
HC3_Testalin_DOC.rev00.doc AREA EDILIZIA SERVIZIO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA I.T.I. A. AVOGADRO Corso San Maurizio 8 - Torino Interventi di messa in sicurezza solai sopraelevazione Dettagli SCUOLA MEDIA CONSORTILE Nuvolento-Nuvolera-Paitone
COMUNE di NUVOLENTO Provincia di Brescia UFFICIO TECNICO Lavori Pubblici e Manutenzioni www.comune.nuvolento.bs.it protocollo@comunenuvolento.bs.it Tel. 030.6900811 Fax 030.69008206 SCUOLA MEDIA CONSORTILE Dettagli REGIONE MARCHE PROVINCIA DI ANCONA COMUNE DI OSIMO
REGIONE MARCHE PROVINCIA DI ANCONA COMUNE DI OSIMO APPALTO INTEGRATO CON PERMUTA PER L ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA VESCOVARA AD OSIMO (AN). CAPITOLATO SPECIALE Dettagli ...- di seguito appaltatore- con sede...
UMBRIA SALUTE SCARL RISTRUTTURAZIONE DELL EDIFICIO DI PROPRIETA DELL AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA DESTINATO AD UFFICI, LABORATORI E MAGAZZINI DEL SERVIZIO DI FARMACIA SITO IN VIA DEL GIOCHETTO per la Dettagli PROVINCIA di MONZA e della BRIANZA
PROVINCIA di MONZA e della BRIANZA SETTORE DEMANIO, PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA P.zza Diaz n. 1 20052 Monza CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO Lavori di manutenzione ordinaria completa e straordinaria Dettagli 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all articolo 14, comunque prima di tale scadenza, Dettagli Restauro e ristrutturazione edilizia del corpo rustico annesso a Palazzo Meris
COMUNE DI RANZANICO Provincia di Bergamo Piazza dei Caduti, 1 24060 Ranzanico Tel. 035/829022 Fax. 035/829268 C.F. 00579520164 P.IVA 00579520164 Lavori di Restauro e ristrutturazione edilizia del corpo Dettagli CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PARTE I
CODICE COMMESSA: COM 336 PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL ART. 53, COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I. PER L AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI INERENTI Dettagli CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DENOMINATI Rovecciano 2/1-2-3-4 e Lava 1 OGGETTO DEI LAVORI REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI DUE CAMPI FOTOVOLTAICI CONNESSI ALLA RETE Dettagli A.1. - Capitolato speciale d appalto (parte normativa) - Lavoro a corpo. Lavori di
A.1. - Capitolato speciale d appalto (parte normativa) - Lavoro a corpo REGIONE DELL UMBRIA UMBRIA TPL E MOBILITA S.p.a. Lavori di CONSOLIDAMENTO DELLA TRINCEA FERROVIARIA DI PONTE FELCINO (PG) D.P.C.M. Dettagli CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA S E T T O R E T E C N I C O Regione Campania: D.D. 839/2007 D.D. 09/2008 - Lavori di rifacimento dei servizi interni - Lotto 1 AVERSA PROGETTO Dettagli COMUNE DI CARINOLA (Provincia di CASERTA)
A.1. - Capitolato speciale d appalto (parte normativa) - Lavoro a corpo COMUNE DI CARINOLA (Provincia di CASERTA) LAVORI DI DEFINITIVO COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO SPORTIVO POLIFUNZIONALE IN FRAZIONE NOCELLETO Dettagli Rev. Data Sez. Pag. Redatto Verificato Validato Descrizione 1 17/12/12 FC/MB BV DMP Emissione
C 129 - VALORIZZAZIONE AREA CAMPI - IKEA DEMOLIZIONE DEL MAGAZZINO E PORZIONE DI MENSA DISMESSI UBICATI IN CORSO FERDINANDO MARIA PERRONE N. 15 NELL AREA EX ILVA LAMINATI PIANI OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO Dettagli COMUNE DI CALITRI PROVINCIA DI AVELLINO
COMUNE DI CALITRI PROVINCIA DI AVELLINO PO FESR CAMPANIA 2007 2013. OB. OP. 2.5. INIZIATIVE PER L'ACCELERAZIONE DELLA SPESA INTERVENTI PROGRAMMATI CON D.G.R. N. 496/2013 - DECRETO DIRIGENZIALE N. 221 DEL Dettagli CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO (art. 45, comma 6, e 90, comma 5, del regolamento generale D.P.R. 554/99 e dell art. 53, comma 4, del D. Lgs. 163/2006.
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO (art. 45, comma 6, e 90, comma 5, del regolamento generale D.P.R. 554/99 e dell art. 53, comma 4, del D. Lgs. 163/2006.) APPALTO INTEGRATO PER LA COSTRUZIONE DI N 24 ALLOGGI Dettagli Comune di Terni LAVORI DI
1 - Capitolato Speciale d Appalto Comune di Terni (Provincia di Terni) LAVORI DI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA Dettagli SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO (Art. 43, Regolamento di esecuzione, D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)
Risanamento conservativo con cambio di destinazione d uso, di immobili denominati ex-succursale Datini di proprietà della Provincia di Prato, per la realizzazione di quattro centri semiresidenziali per Dettagli CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO NORME AMMINISTRATIVE PER L AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE APPALTO A MISURA AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DEL MASSIMO RIBASSO DETERMINATO CON Dettagli CLIENTE CUSTOMER COMUNE DI ORBETELLO. Provincia di Grosseto PROGETTO DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA TVCC
CLIENTE CUSTOMER Dott. Ing. Emiliano Gucci Via Bonghi 32 581 Grosseto Tel. e fax 564 42778 e-mail: emilianogucci@vigilio.it TITOLO TITLE Provincia di Grosseto PROGETTO DI UN IMPIANTO DI TVCC IMPIANTI ELETTRICI Dettagli Numero gara AVCP: 4309400. importi in euro a.1 Importo esecuzione lavorazioni (base d asta) 255.000,00
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE REGIONALE PUGLIA COORDINAMENTO TECNICO EDILIZIO 70122 - BARI VIA PUTIGNANI N. 108 Tel. +390-0805410633 Fax: +390-0805410578 http://www.inps.it e-mail: Dettagli Capo Primo: OGGETTO E MODALITA DI APPALTO
Capo Primo: OGGETTO E MODALITA DI APPALTO ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO L appalto ha per oggetto l esecuzione di opere e provviste occorrenti per la realizzazione di N 1 Impianto Fotovoltaico Collegato Alla Dettagli CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
SETTORE PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE Viale De Gasperi nº124 tel. (0735)794300 fax (0735)794309 cod.f.-part.iva 00360140446 www.comunesbt.it LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA Dettagli CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI AREA PATRIMONIO DIREZIONE TECNICA DEL PATRIMONIO DETERMINAZIONE N DEL
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI AREA PATRIMONIO DIREZIONE TECNICA DEL PATRIMONIO CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI Prot. informatico Prot. int. n DETERMINAZIONE N DEL Oggetto: CIG 650873278E CUP H69G15000040000. Dettagli DISPOSIZIONI NORMATIVE
Titolo 1 Parte 1 Art. 1 DISPOSIZIONI NORMATIVE CONTENUTO DELL'APPALTO Oggetto dell'appalto 1. L oggetto dell appalto consiste nell esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione Dettagli CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI NORMATIVE -
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI NORMATIVE - CAPO 1 Definizioni e contenuto dell appalto Art.1 Definizioni Art.2 Oggetto dell appalto Art.3 Ammontare e categorie dell appalto Art.4 Dettagli PARTE I - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
PARTE I DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI Capitolo I NATURA E OGGETTO DELL APPALTO Art. 1 Oggetto dell'appalto L oggetto dell appalto consiste nell esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari Dettagli PROGETTO LIFE+ (ACRONYM: POSEIDONE) Nature and Biodiversity Environmental Policy and Governance Information and. Communication
PROGETTO LIFE+ (ACRONYM: POSEIDONE) Nature and Biodiversity Environmental Policy and Governance Information and Communication REGIONE LAZIO DIPARTIMENTO TERRITORIO E ISTITUZIONALE DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE Dettagli CAPITOLATO D'APPALTO Sommario
1 CAPITOLATO D'APPALTO Sommario CAPO I NATURA E OGGETTO DELL APPALTO...3 Art. 1 Oggetto dell appalto...3 Art. 2 Ammontare dell appalto...3 Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto...3 Art. 4 Categoria Dettagli PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA "COLLODI" PER TRASFERIMENTO SCUOLA "SOCCIARELLI
Comune di Ancona- Capitolato speciale d appalto (parte normativa) Art. 53, comma 2, lettera b) COMUNE DI ANCONA (Provincia di ANCONA) Appalto di progettazione esecutiva (*) ed esecuzione di lavori sulla Dettagli Sommario. PARTE PRIMA: Definizione tecnica ed economica dell appalto. TITOLO I Definizione economica e rapporti contrattuali
Sommario PARTE PRIMA: Definizione tecnica ed economica dell appalto TITOLO I Definizione economica e rapporti contrattuali Capo 1 - NATURA E OGGETTO DELL APPALTO Art. 1 Oggetto dell appalto e definizioni... Dettagli LAVORI URGENTI DI PERFORAZIONE PRESSO LA VILLA BELVEDERE PER INSTALAZIONE DI DISPERSORI PER LA PROTEZIONE CATODICA DELLA RETE METANO
SO.G.I.P. S.r.l. Servizi Acqua e Gas Metano Via S. Francesco Di Paola, 21 95024 Acireale tel: 095 7685911 fax: 095 7685912 LAVORI URGENTI DI PERFORAZIONE PRESSO LA VILLA BELVEDERE PER INSTALAZIONE DI DISPERSORI Dettagli COMUNE DI POZZALLO PROVINCIA DI RAGUSA
Capitolato speciale d appalto (parte normativa) - Lavori a misura Criterio del prezzo più basso (Art. 82 Codice dei contratti) REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA COMUNE DI POZZALLO PROVINCIA DI RAGUSA Dettagli INTERVENTI SULLA RETE DI STRADE MILITARI DI MONTAGNA - ANNO 2011 LOTTO 3: STRADA MILITARE DEL COLLE DELL ASSIETTA PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
AREA VIABILITÀ Servizio Esercizio Viabilità www.provincia.torino.it INTERVENTI SULLA RETE DI STRADE MILITARI DI MONTAGNA - ANNO 2011 LOTTO 3: STRADA MILITARE DEL COLLE DELL ASSIETTA PROGETTO DEFINITIVO Dettagli Comune di Santa Margherita Ligure - Provincia di Genova Area 4 Territorio Ambiente PARTE I CAPITOLO 1 OGGETTO E AMMONTARE DELL APPALTO
PARTE I CAPITOLO 1 OGGETTO E AMMONTARE DELL APPALTO Art. 1. OGGETTO DELL APPALTO 1. L oggetto dell appalto consiste nell esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la ristrutturazione generale Dettagli Capitolato speciale d appalto - Lavori a misura
Capitolato speciale d appalto - Lavori a misura Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. Società soggetta al controllo della Provincia di Cuneo Sede in Cuneo Corso Nizza, 9 - tel. 0171697550 - fax 0171603693 Dettagli CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Comune di Selargius Provincia di Cagliari OGGETTO: OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE RURALE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RURALI BIA E MESU E SESTU SETTIMO COMMITTENTE: Amministrazione Comunale Dettagli CIG: 5611321094. Effettuazione per l anno 2014 del servizio di diserbo chimico delle linee ferroviarie e
CIG: 5611321094 Effettuazione per l anno 2014 del servizio di diserbo chimico delle linee ferroviarie e relative pertinenze, oltre ad eventuali prestazioni accessorie SCHEMA DI CONTRATTO Art. 1 Art. 2 Dettagli LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZA DEL CIRCOPER REALIZZAZIONE DELLA 5 AULA DI UDIENZA PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI VIA XIV SETTEMBRE IN PERUGIA
LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZA DEL CIRCOPER REALIZZAZIONE DELLA 5 AULA DI UDIENZA PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI VIA XIV SETTEMBRE IN PERUGIA CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO articolo 53, comma 4, periodi quarto Dettagli Comune di MESSINA Provincia di MESSINA
Comune di MESSINA Provincia di MESSINA CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO (LAVORI A MISURA) articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del Codice dei contratti (articolo 43, commi 3 e seguenti, e 138, commi Dettagli Murature in genere. Tinteggiature, coloriture e verniciature verniciature Posa in opera dei serramenti Infissi di alluminio
Sommario: Art.1 Oggetto dell'appalto Art.2 Corrispettivo dell'appalto Art.3 Modalità di stipulazione del contratto Art.4 Categorie dei lavori Art.5 Categorie di lavori omogenee, categorie contabili Art.6 Dettagli DI RISTRUTTURAZIONE DEL 1 PIANO DELLA SEDE INPS DI T R I E S T E - Via S. Anastasio n. 5;
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE Direzione Regionale Area Tecnico Edilizia 34125 TRIESTE via Battisti,10/D telefono 040/3782.505/528 telefax 040/3782.591 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL 1 PIANO Dettagli INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE E FOGNARIA DELLA ZONA CENTRALE DELLA CITTA
COMUNE DI SALERNO Settore Impianti e Manutenzioni Servizio Manutenzione Infrastrutture INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE E FOGNARIA DELLA ZONA CENTRALE DELLA CITTA ELABORATO: CAPITOLATO Dettagli CONTRATTO 1. DISPOSIZIONI GENERALI
CONTRATTO tra il Sig... codice fiscale... residente in... proprietario di (*)...di cui dispone dei libero uso, sito in... e il Sig... residente in... nella qualifica di... dell impresa... codice fiscale... Dettagli Cap. 1 - OGGETTO E IMPORTO DELL APPALTO Art. 0 Oggetto dell'appalto...5 Art. 1 Importo dei lavori in appalto...5 1.1. Importo dell appalto...5 1.2. Variazione degli importi...5 1.3. Modalità di stipulazione Dettagli STP SPA LAVORI DI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZINA UFFICI A SERVIZIO DELLA S.T.P. SPA Via Barletta civ. 156 (S.S. 16 km. 755+971) TRANI (BT)
STP SPA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZINA UFFICI A SERVIZIO DELLA S.T.P. SPA Via Barletta civ. 156 (S.S. 16 km. 755+971) TRANI (BT) CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO articolo 53, comma 4, periodi Dettagli Università degli Studi di Bari "ALDO MORO" AREA TECNICA P.za Umberto I, 1-70124 Bari tel. 571.4597 - fax 571.4655
Università degli Studi di Bari "ALDO MORO" AREA TECNICA P.za Umberto I, 1-70124 Bari tel. 571.4597 - fax 571.4655 PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE Dettagli 2017 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back

References: Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 8
 Art. 9
 Art. 10
 Art. 11
 Art. 12
 Art. 13
 Art. 14
 Art. 15
 Art. 16
 Art. 17
 Art. 18
 Art. 19
 Art. 20
 Art. 21
 Art. 22
 Art. 23
 Art. 24
 Art. 25
 Art. 26
 Art. 27
 Art. 28
 Art. 29
 Art. 30
 Art. 31
 Art. 32
 Art. 33
 Art. 34
 Art. 35
 Art. 36
 Art. 37
 Art. 38
 Art. 39
 Art. 40
 Art. 41
 Art. 42
 Art. 43
 Art. 44
 Art. 45
 Art. 46
 Art. 47
 Art. 48
 Art. 49
 Art. 50
 Art. 51
 Art. 52
 Art. 53
 Art. 54
 Art. 55
 Art. 56
 Art. 57
 Art. 58
 Art. 59
 Art. 60
 Art. 61
 Art. 62
 Art. 64
 Art. 70
 Art. 71
 Art. 72
 Art. 73
 Art. 74
 Art. 75
 Art. 76
 Art. 81
 Art. 82
 Art. 89
 Art. 97
 Art. 100
 Art. 101
 Art. 104
 articolo 10
 articolo 90
 articolo 119
 Art. 1
 articolo 1374
 Art. 2
 Art. 3
 articolo 53
 articolo 118
 articolo 132
 articolo 24
 Art. 4
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 articolo 3
 articolo 100
 art. 26
 articolo 131
 articolo 100
 articolo 131
 articolo 89
 art. 26
 articolo 40
 Art. 8
 articolo 106
 Art. 9
 articolo 3
 articolo 4
 Art. 10
 art. 11
 art. 11
 art. 11
 Art. 11
 art. 10
 art. 10
 Art. 12
 Art. 13
 articolo 12
 articolo 12
 articolo 12
 articolo 19
 articolo 12
 articolo 17
 Art. 14
 articolo 132
 articolo 190
 articolo 17
 Art. 15
 art. 158
 articolo 14
 Art. 16
 articolo 145
 articolo 10
 articolo 12
 art. 136
 Art. 17
 articolo 43
 articolo 12
 articolo 158
 Art. 18
 articolo 14
 Art. 19
 articolo 136
 articolo 16
 articolo 136
 articolo 17
 Art. 20
 art. 184
 Art. 21
 articolo 34
 articolo 43
 articolo 35
 articolo 3
 Art. 22
 articolo 179
 Art. 23
 articolo 180
 articolo 25
 articolo 25
 Art. 24
 articolo 140
 art. 133
 Art. 25
 articolo 4
 articolo 194
 articolo 195
 articolo 185
 articolo 141
 articolo 48
 articolo 2
 articolo 118
 articolo 41
 articolo 65
 Art. 26
 articolo 25
 articolo 185
 articolo 1666
 articolo 124
 articolo 1669
 Art. 27
 art. 133
 art. 133
 articolo 185
 Art. 28
 articolo 133
 articolo 1664
 art. 133
 art. 133
 Art. 29
 articolo 117
 Art. 30
 articolo 75
 Art. 31
 articolo 113
 articolo 123
 articolo 146
 articolo 113
 Art. 32
 articolo 30
 articolo 31
 Art. 33
 articolo 129
 articolo 125
 articolo 10
 articolo 128
 articolo 37
 Art. 34
 art. 132
 art. 163
 art. 132
 articolo 38
 articolo 39
 articolo 40
 Art. 35
 articolo 3
 articolo 3
 articolo 163
 Art. 36
 articolo 90
 articolo 14
 articolo 31
 articolo 38
 articolo 38
 articolo 39
 articolo 37
 articolo 36
 Art. 37
 articolo 97
 articolo 36
 Art. 38
 articolo 131
 articolo 100
 articolo 2
 articolo 39
 Art. 39
 Art. 40
 articolo 131
 articolo 89
 articolo 131
 articolo 42
 articolo 36
 articolo 96
 articolo 26
 Art. 41
 articolo 118
 Art. 42
 articolo 4
 articolo 118
 articolo 170
 articolo 107
 articolo 3
 articolo 2359
 articolo 38
 articolo 41
 articolo 10
 articolo 12
 articolo 118
 articolo 53
 articolo 53
 articolo 53
 articolo 53
 art. 53
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 articolo 53
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 1
 art. 53
 art. 53
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 art. 82
 articolo 45
 articolo 14
 ART. 53
 art. 53
 art. 53
 ART. 1
 Art. 1
 Art.1
 Art.2
 Art.3
 Art.4
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 53
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 2
 articolo 53
 articolo 53
 Art.1
 Art.2
 Art.3
 Art.4
 Art.5
 Art.6
 Art. 0
 Art. 1
 articolo 53