Source: http://docplayer.it/1713284-Aggiornamento-della-rete-di-monitoraggio-siti-inquinati-area-industriale-di-porto-torres.html
Timestamp: 2016-10-27 19:27:27+00:00

Document:
⭐AGGIORNAMENTO DELLA RETE DI MONITORAGGIO SITI INQUINATI: AREA INDUSTRIALE DI PORTO TORRES
AGGIORNAMENTO DELLA RETE DI MONITORAGGIO SITI INQUINATI: AREA INDUSTRIALE DI PORTO TORRES
Download "AGGIORNAMENTO DELLA RETE DI MONITORAGGIO SITI INQUINATI: AREA INDUSTRIALE DI PORTO TORRES"
1 UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL AMBIENTE Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI) POR FESR SARDEGNA OBIETTIVO OPERATIVO LINEA DI ATTIVITÀ 4.1.2A AGGIORNAMENTO DELLA RETE DI MONITORAGGIO SITI INQUINATI: AREA INDUSTRIALE DI PORTO TORRES Agosto 20112 PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA RETE DI MONITORAGGIO SITI INQUINATI: AREA INDUSTRIALE DI PORTO TORRES Per Il Direttore del Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI) Il Responsabile del procedimento Dott. Roberto Pisu Ing. Nicoletta Sannio Pagina 2 di 1023 INDICE PARTE PRIMA: DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 7 ART. 1 PREMESSE 7 ART. 1.1 DEFINIZIONI 7 ART. 2 DIREZIONE TECNICA DELL ESECUZIONE DEL CONTRATTO 8 ART. 3 GESTIONE OPERATIVA DEL PROGETTO 9 ART. 3.1 PORTALE DI SUPPORTO AL MONITORAGGIO DEL PROGETTO 9 ART. 3.2 PIANO DI GESTIONE DEL PROGETTO 12 ART. 3.3 ACQUISIZIONE INFORMAZIONI E DATI 13 ART. 3.4 RESPONSABILE OPERATIVO DI PROGETTO 14 ART. 3.5 GRUPPO DI LAVORO 14 ART. 4 INTERVENTI INFORMATIVI E PUBBLICITARI 15 ART. 4.1 CARTELLONISTICA DI CANTIERE 16 ART SMANTELLAMENTO E SMALTIMENTO 18 ART. 4.2 TARGHE ESPOSITIVE PERMANENTI 19 ART. 4.3 OPUSCOLI INFORMATIVI 21 ART. 4.4 LIBRICINI INFORMATIVI 22 ART. 4.5 RELAZIONI ILLUSTRATIVE 24 ART. 5 FASI IN CUI SI ARTICOLA IL SERVIZIO 24 ART. 5.1 FASE 1 - RICOGNIZIONE E ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE MESSA A DISPOSIZIONE DALL AMMINISTRAZIONE REGIONALE 25 ART. 5.2 FASE 2 - REALIZZAZIONE DELL INTEGRAZIONE DELLA RETE DI MONITORAGGIO 27 ART FASE REALIZZAZIONE DELLE NUOVI STAZIONI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI DELLA RETE DI MONITORAGGIO DEI SITI INQUINATI NELL'AREA INDUSTRIALE DI PORTO TORRES 27 ART FASE TEST DELLA RETE DI MONITORAGGIO. 32 Pagina 3 di 1024 ART. 5.3 FASE 3 - AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE DEI DOCUMENTI DI CUI ALLA FASE 1 35 ART. 5.4 FASE 4 - IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA GIS DI SUPPORTO AL SISTEMA INTEGRATO DI MONITORAGGIO GIÀ REALIZZATO NELL AMBITO PRIMO INTERVENTO 39 ART. 6 DOCUMENTI 40 ART. 7 EVENTUALI VARIAZIONI DEI RIFERIMENTI MINIMI 41 ART. 8 SERVIZI IN GARANZIA 42 ART. 9 CRONOPROGRAMMA 43 PARTE SECONDA: SITO INDUSTRIALE DI PORTO TORRES 45 ART. 10 AREA DI INTERVENTO 45 ART ZONA 1 46 ART ZONA 2 50 ART ZONA 3 56 ART ZONA 4 62 ART ZONA 5 68 PARTE TERZA: MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI CAMPO 78 ART. 11 OPERAZIONI PRELIMINARI 78 ART. 12 ESECUZIONE SONDAGGI E PIEZOMETRI 79 ART. 13 MISURE DI LIVELLO PIEZOMETRICO 83 ART. 14 PROVE DI PERMEABILITÀ 84 ART. 15 CAMPIONAMENTO ED ANALISI 84 ART CAMPIONAMENTO 85 ART TOP SOIL 85 ART SUOLO SUPERFICIALE E PROFONDO 85 ART ACQUE SOTTERRANEE 87 Pagina 4 di 1025 ART ANALISI 91 ART PROCEDURE DI CONTROLLO QUALITÀ 91 ART TOP SOIL, SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE 93 ART. 16 VALIDAZIONE 101 Allegati Mappa punti di indagine Allegato 1 Parte A della Relazione di sintesi (RS) del sito di Porto Torres [codice: REL-T031.3] elaborata nell ambito del Servizio, "Interventi di indagine preliminare e realizzazione del sistema di monitoraggio siti inquinati: aree industriali di Assemini, Sarroch, Ottana e Porto Torres"; Schede monografiche dei nuovi piezometri Pagina 5 di 1026 PARTE PRIMA Pagina 6 di 1027 PARTE PRIMA: DESCRIZIONE DEL SERVIZIO ART. 1 PREMESSE Il presente Capitolato definisce, unitamente alla Relazione tecnica illustrativa ed i suoi allegati, gli obiettivi, i principali requisiti ed i servizi necessarie per la realizzazione dell Aggiornamento della rete di monitoraggio siti inquinati: Area Industriale di Porto Torres. Le imprese concorrenti, fermi restando i requisiti minimi e funzionali espressi nei documenti progettuali, dovranno articolare la propria offerta tecnica, consistente in una Relazione Proposta di progetto, proponendo i propri contributi progettuali e le migliori soluzioni tecniche per la realizzazione del servizio, nel rispetto delle linee guida espresse nel presente capitolato e negli allegati che ne fanno parte. Quanto proposto dalle ditte concorrenti verrà valutato dalla stazione appaltante come disciplinato nel bando di gara e nel disciplinare di gara, fermo restando la facoltà dell amministrazione di applicare quanto evidenziato nell articolo del disciplinare di gara relativo a criteri interpretativi ed applicativi. Art. 1.1 DEFINIZIONI Nel seguito del documento deve intendersi: Per Stazione appaltante, Committente la Regione Autonoma della Sardegna Servizio SAVI; per Ditta partecipante o semplicemente Ditta tutti i soggetti, Società o Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che concorrono alla gara di appalto; per Fornitore o Appaltatore la Società, o il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, aggiudicatario della gara di appalto e responsabile di tutto il servizio; per Proposta di progetto il progetto presentato dalla Ditta partecipante in risposta alla presente procedura aperta, riportante i richiesti elementi di pianificazione del progetto ed il dettaglio dei servizi che si intendono fornire, le loro inter-relazioni, integrazioni, ecc., nonché le modalità attraverso cui tali componenti, o le loro inter-relazioni, soddisfano i requisiti funzionali ed operativi indicati nel presente capitolato; per Capitolato il presente documento; Pagina 7 di 1028 per Documentazione d Appalto l insieme costituito dai seguenti documenti: Bando di Gara; Disciplinare di Gara; Relazione tecnico illustrativa più quadro economico; Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; Indicazioni per la stesura dei documenti di sicurezza; Stima oneri di sicurezza; DUVRI Standard Regione Sardegna; Elaborati Grafici: Tavola 1 e Tavola 2; Schema di contratto. che congiuntamente e complessivamente forniscono le informazioni necessarie per la partecipazione alla gara di appalto e definiscono condizioni, termini e modalità di espletamento. ART. 2 DIREZIONE TECNICA DELL ESECUZIONE DEL CONTRATTO L' amministrazione appaltante costituirà al suo interno una Direzione dell Esecuzione del Contratto (DE). Durante l esecuzione delle attività l operato della ditta appaltatrice sarà sottoposto a verifica ed analisi da parte della DE la quale potrà avvalersi a tal fine anche di professionalità esterne i cui nominativi verranno comunicati all aggiudicatario. La ditta dovrà riferirsi, per i servizi a base di gara, alle indicazioni fornite direttamente dalla stazione appaltante, o indirettamente per il tramite di dette professionalità di supporto. La DE ha la facoltà di imporre modifiche e/o integrazioni, su tutte le attività previste e descritte nel presente capitolato, ritenute utili per il miglior compimento del servizio in argomento e la ditta concorrente si impegna sin d ora ad accettare tali modifiche e/o integrazioni, le quali, comunque, non potranno comportare aumento dei costi a carico dell impresa appaltatrice. La DE inoltre ha facoltà di applicare nell interesse dell amministrazione quanto evidenziato nell articolo del disciplinare di gara relativo a criteri interpretativi ed applicativi. Pagina 8 di 1029 ART. 3 GESTIONE OPERATIVA DEL PROGETTO La complessità delle attività di cui al progetto in argomento necessità di individuare una struttura in grado di gestire e monitorare le attività, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e la risoluzione di eventuali problematiche che si dovessero riscontrare durante l esecuzione delle attività. La direzione dell esecuzione del contratto in accordo con il Responsabile unico del procedimento avrà il compito di coordinare tutte le attività di controllo sullo sviluppo dei servizi oggetto dell appalto e quindi anche i gruppi di lavoro di seguito individuati. Al fine di garantire la gestione operativa del progetto sarà costituito il gruppo di project management, composto sia da tecnici di fiducia dell Ente appaltante, che da personale (p.es. capi progetto, team leader,..) in rappresentanza dell Appaltatore. Le principali attività di cui sarà responsabile il gruppo di project management, si riferiscono a: 1. Direzione ed organizzazione di progetto. Si tratta di attività finalizzate alla definizione degli indirizzi strategici ed operativi del progetto, al controllo dei tempi, al monitoraggio delle risorse impegnate, alla verifica del raggiungimento degli obiettivi ed in generale al coordinamento e controllo di tutte le fasi, azioni e deliverable di progetto. 2. Comunicazione. Questa attività ha come fine la circolazione delle informazioni relative al progetto, sia all interno del gruppo di lavoro che verso gli utenti istituzionali (Servizio SAVI, Servizio Tutela dell atmosfera, Consorzio Industriale di Sassari, ARPAS). 3. Assicurazione e controllo qualità. Queste attività hanno l obiettivo di verificare il rispetto degli standard di qualità richiesti dall Amministrazione regionale ed assicurati dal fornitore, relativi alle attività svolte, alla documentazione di progetto, alle risorse impegnate. A partire dalla consegna delle attività, per tutta la durata dell appalto, ivi compresi eventuali periodi di proroga della chiusura concessi dalla Stazione appaltante a qualsiasi titolo, e sino al collaudo definitivo, l appaltatore dovrà organizzare una struttura di gestione del progetto, che assicuri per le propria competenza gli obiettivi di coordinamento sopra individuati. A tal fine dovrà predisporre all interno dell offerta tecnica un progetto tecnico che illustri l organizzazione di tale struttura di management. Art. 3.1 PORTALE DI SUPPORTO AL MONITORAGGIO DEL PROGETTO Si ritiene di fondamentale importanza che, sin dalle fasi iniziali (entro un mese dalla consegna delle attività), tutti i soggetti interni ed esterni, a diverso titolo coinvolti nel progetto, abbiano la possibilità di interagire e comunicare, con diversi livelli di accesso, con la Direzione di esecuzione del contratto, e Pagina 9 di 10210 con il personale di riferimento dell Appaltatore, in modo efficiente, efficace ed organizzato. Per supportare efficacemente queste interazioni e per favorire la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti nel progetto, viene richiesta la fornitura di prodotti software dedicati alle problematiche esposte, che dovranno quindi offrire specifiche funzionalità per supportare le attività di coordinamento, di project management e di comunicazione, che l Ente appaltante si troverà a gestire per la corretta ed efficiente conduzione del progetto in argomento. In sostanza, si richiede di fornire un prodotto WEB based, accessibile sia attraverso la Intranet che via INTERNET, da parte degli utenti autorizzati, con diversi profili di accesso. Ciascun prodotto verrà inizialmente ospitato dal Fornitore, sino alla verifica di conformità, quando verrà trasferito (completa installazione e configurazione) nell apposita infrastruttura hardware e software già in possesso della stazione appaltante. Il suddetto software non dovrà dipendere da licenze d uso e ad esso dovranno potere accedere tutti gli utenti indicati dalla Stazione appaltante. Per il software suddetto inoltre dovrà essere fornito tutto il materiale per l installazione (manuale di installazione, manuale d uso e cd di installazione) e una specifica liberatoria dell appaltatore che dia all Ente appaltante la piena disponibilità dei sorgenti e la proprietà del software, nonché la facoltà di riutilizzarlo e modificarlo in altra. Qualora le ditte concorrenti vogliano proporre software commerciali per soddisfare quanto richiesto nel presente paragrafo sarà cura della direzione esecutiva del contratto applicare quanto disposto nell articolo relativo a criteri interpretativi ed applicativi del disciplinare di gara. Al prodotto software di supporto alla gestione del progetto, verrà anche delegato il compito di rendere visibili e divulgare, agli utenti, i report ed i documenti che la DE riterrà opportuno pubblicare, al fine di rendere trasparenti le scelte effettuate, le decisioni assunte, i risultati progressivamente conseguiti e gli elementi fondamentali del piano di gestione del progetto, di cui nel seguito. Il software dovrà essere interamente in italiano e non dovranno in nessuna parte comparire scritte in altre lingue. Sinteticamente, i principali requisiti del portale in argomento sono: 1) permettere agli utenti di svolgere nel modo più efficace le rispettive attività; 2) condividere un calendario degli eventi significativi riguardanti il progetto; 3) condividere agevolmente documenti tecnici, verbali di riunione, ordini del giorno delle riunioni, Pagina 10 di 10211 decisioni, etc.; 4) gestire o conoscere l evoluzione delle diverse fasi di progetto; 5) comunicare e rendere disponibili efficientemente dati, documenti ed informazioni a tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti nel progetto, nel rispetto dei rispettivi ruoli e quindi con diverse abilitazioni funzionali o di accesso ai dati ed ai documenti gestiti tramite il portale. Dovrà quindi essere prevista la possibilità di avere uno spazio web che consenta la trasmissione anche di file con dimensione molto elevata secondo le esigenze che si manifesteranno durante le attività del progetto. Si precisa che lo spazio non dovrà essere uno spazio ftp, poiché per lo stesso non sono concessi i privilegi di utilizzo ai dipendenti regionali, ma dovrà avere accesso via web. Il portale dovrà essere interamente in italiano e la ditta dovrà presentare un apposito Progetto del portale (entro 20 giorni dalla stipula del contratto) prima della sua realizzazione e messa in produzione, che sarà sottoposto all approvazione della stazione appaltante. La DE potrà richiedere modifiche ed aggiunte al portale di progetto sia in fase di visione della proposta progettuale (Progetto del portale) e successiva approvazione sia durante l esecuzione dell appalto, al fine di rispondere a problematiche che dovessero insorgere in corso d opera. Le sezioni da prevedere nel suddetto portale dovranno essere almeno quelle indicate di seguito: Area istituzionale Project management Comunicazione Gestione rischi Gestione fornitori Gestione documenti Si propongono nel seguito alcuni esempi di interfaccia del portale di progetto ed si chiede all appaltatore di riferirsi ad essi per la proposta di progettazione Pagina 11 di 10212 In generale tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prodotto nell ambito del presente appalto dovrà essere caricata nel portale di progetto. Quindi dovrà essere prevista la funzionalità di upload e download per tutti gli utenti che all uopo saranno abilitati all uso del sistema secondo differenti livelli di accesso. Si precisa che comunque le comunicazioni tra appaltatore e stazione appaltante dovranno avvenire nelle forme riconosciute dalla legge (posta e protocollo) Art. 3.2 PIANO DI GESTIONE DEL PROGETTO L appaltatore entro 30 giorni dalla stipula del contratto dovrà presentare alla stazione appaltante un Piano di gestione del progetto che descriva nel dettaglio il metodo con il quale l appaltatore intende coordinare e realizzare tutte le attività previste nelle Fasi di cui all Art. 5. Gli elementi minimi del suddetto piano di gestione del progetto dovranno essere i seguenti: A. Gruppo di lavoro, compiti e obiettivi B. Metodo di analisi delle Fasi di lavoro C. Realizzazione delle Fasi di lavoro D. Piano dei test per il collaudo/verifica di conformità E. Cronoprogramma delle attività Nella stesura del cronoprogramma con l individuazione di tutte le attività e passi intermedi delle diverse fasi, l appaltatore dovrà sempre tenere conto di un periodo di almeno 10 giorni lavorativi per tutte le fasi di istruttoria ed approvazione previste nel presente capitolato. Pagina 12 di 10213 Resta ferma la facoltà della DE di aumentare o diminuire il suddetto periodo in funzione della complessità ed ampiezza della documentazione da istruire/approvare. E invece richiesto all appaltatore, se del caso, di anticipare le attività in funzione degli effettivi tempi di istruttoria connessi alle approvazioni previste nel presenta capitolato. Il piano di gestione deve essere approvato dalla DE in accordo con il responsabile del procedimento, prima di costituire elemento di riferimento per le attività oggetto del presente capitolato. Il piano di gestione del progetto dovrà essere aggiornato ogni 3 mesi o comunque ogni qualvolta che l appaltatore e/o la DE riterranno di migliorare l approccio al raggiungimento degli obiettivi contrattuali, anche in funzione delle problematiche che si dovessero riscontrare in corso d opera. Invece il solo cronoprogramma delle attività andrà aggiornato mensilmente nelle attività e sotto fasi intermedie che il piano di gestione del progetto individuerà, fermo restando il rispetto assoluto delle scadenze contrattuali individuate per le diverse fasi. Il piano in argomento è quindi da intendersi revisionabile in progress per tutta la durata dell appalto, ivi compresi gli eventuali periodi di proroga a qualsiasi titolo concessi dalla stazione appaltante ed ivi compresa i periodi derivanti da eventuali perizie di variante. La prima e ultima copia del piano di lavoro sarà consegnata in formato cartaceo e digitale (nativo editabile *.doc, *.mpp, ecc e in formato pdf). Tutte le altre copie intermedie saranno trasmesse unicamente in formato digitale (nativo editabile *.doc, *.mpp e in formato pdf), attraverso CD ROM e attraverso il portale di progetto. Art. 3.3 ACQUISIZIONE INFORMAZIONI E DATI Per ogni tipo di attività operativa descritta nel presente capitolato, l appaltatore dovrà avviare le procedure per l acquisizione di informazioni o dati necessarie per la progettazione e realizzazione delle attività prevista. Pertanto sarà cura dell appaltatore interagire con tutti i soggetti istituzionali responsabili e/o detentori dei diversi data source e/o informazioni ricomprese nei diversi moduli del SIRA o di interesse per il progetto, al fine di ottenere dati e informazioni per la realizzazione del progetto. Se del caso, in tale raccolta dati e/o informazioni, l appaltatore sarà affiancato dalla direzione dell esecuzione del contratto con l invio di lettere di presentazione o quant altro necessario. Pagina 13 di 10214 Art. 3.4 RESPONSABILE OPERATIVO DI PROGETTO Prima dell'inizio delle attività, la ditta aggiudicataria è tenuta a nominare, dandone comunicazione scritta alla DE e al responsabile del procedimento, un Responsabile Operativo di progetto RO che dovrà svolgere le funzioni di supervisione e coordinamento generale delle attività oggetto dell appalto. Il RO sarà l interlocutore e il referente della DE, dovrà essere dotato di comprovata esperienza nello specifico campo dell appalto ed assumerà ogni responsabilità tecnica, relativa a tale incarico. L offerta dovrà contenere l indicazione del RO come individuato dalla ditta aggiudicataria compresa la certificazione del possesso dei titoli e dell esperienza richiesti. Il Responsabile Operativo dovrà, tra l altro, partecipare a tutte le riunioni indette dalla stessa DE in accordo con il responsabile del procedimento, previo preavviso di anche sole 24 ore. Si precisa che il ruolo di RO, non potrà essere svolto dall eventuale responsabile commerciale dell aggiudicatario, se esso stesso non possiede i requisiti richiesti nel presente capitolato e se soprattutto ad esso non sono attribuiti i compiti tecnici connessi al coordinamento delle attività previste nel presente capitolato, tali da consentire una efficace interlocuzione con la direzione esecutiva del contratto. Ogni defezione rispetto a quanto qui statuito sarà considerata grave inadempienza contrattuale e sottoposta ad applicazione delle penali. Art. 3.5 GRUPPO DI LAVORO La ditta appaltatrice dovrà indicare in sede di offerta la composizione di un gruppo di lavoro che dovrà garantire la perfetta esecuzione del servizio descritto nel presente capitolato tecnico. Tale gruppo dovrà essere composto almeno dalle seguenti figure di riferimento: Responsabile Operativo di progetto (RO); Referente tecnico delle attività di cui alla FASE 1, 3 e 4; Referente tecnico delle attività di cui alle FASI 2; Operatori, almeno due, delle attività di cui alla FASE 1, 3 e 4. Le suddette figure professionali devono essere dotate di comprovata esperienza nello specifico campo dell appalto, e nelle specifiche attività per le quali verranno impegnate. La Stazione appaltante convocherà riunioni periodiche al fine di verificare e valutare lo stato di attuazione delle attività alle quali la ditta appaltatrice potrà essere invitata a partecipare con la presenza in contemporanea di tutti i componenti del gruppo di lavoro. Pagina 14 di 10215 La ditta appaltatrice dovrà altresì dotarsi di un Ufficio Operativo nel territorio regionale nel quale sia reperibile uno o più Referenti Tecnici che seguiranno le varie fasi operative dell appalto al fine di favorire una più stretta collaborazione e coordinamento con la Direzione dell Esecuzione del Contratto ed il responsabile del procedimento. Ogni defezione rispetto a quanto qui statuito sarà considerata grave inadempienza contrattuale e sottoposta ad applicazione delle penali. I requisiti richiesti a ciascun componente del suddetto gruppo di lavoro sono i seguenti: - Responsabile Operativo di progetto (RO): tecnico qualificato con laurea in materie scientifiche o ingegneria e almeno 10 anni di esperienza documentabile nel settore oggetto dell appalto; - Referente tecnico delle attività di cui alla FASE 1, 3 e 4: tecnico qualificato con laurea in materie scientifiche, informatica o ingegneria, esperto nella progettazione/gestione di database, sistemi informativi territoriali e monitoraggi ambientali con almeno 5 anni di esperienza documentabile nel settore oggetto dell appalto; - Referente tecnico delle attività di cui alla FASE 2: tecnico qualificato con laurea quinquennale in geologia, con almeno 5 anni di esperienza documentabile in attività di indagine geognostiche e monitoraggio ambientale ; - Operatori delle FASE 1, 3 e 4: tecnici qualificati con laurea in materie scientifiche, informatica o ingegneria, esperto nella progettazione/gestione di database, sistemi informativi territoriali e monitoraggi ambientali con almeno 2 anni di esperienza documentabile nel settore oggetto dell appalto; I referenti tecnici di cui alle suddette fasi non dovranno coincidere con il responsabile Operativo di progetto (RO), al quale è invero richiesta una forte attività di coordinamento e gestione anche in parallelo delle diverse fasi di attività. Il Gruppo di lavoro comunque non dovrà essere inferiore ad almeno 5 unità. ART. 4 INTERVENTI INFORMATIVI E PUBBLICITARI La ditta aggiudicataria dovrà garantire la realizzazione delle azioni di informazione e pubblicità dettate dalla normativa vigente relativa alla Programmazione , e in particolare dal Reg. CE n del Consiglio dell 11 luglio 2006 e ss.mm.ii. e dagli artt e dall Allegato I del Reg. CE n della Commissione dell 8 dicembre 2006, come di seguito riportato in sintesi, ma al quale si rimanda Pagina 15 di 10216 integralmente per una corretta applicazione. L' Appaltatore dovrà prevedere la realizzazione dei seguenti interventi informativi e pubblicitari, e comunque di quant altro qui non esplicitato ma previsto nelle norme di riferimento sulla pubblicità previste a livello europeo: Cartellonistica di cantiere Targhe espositive permanenti Opuscoli informativi Libricini Informativi; Tali interventi sono ricompresi nell appalto per tutti i costi di progettazione, realizzazione, rimozione e smaltimento, ed installazione, consegna nonché ogni altro onere necessario per realizzare l attività a regola d arte, come nel seguito descritta, ivi compresi eventuali tasse comunali e/o oneri concessori per l installazione della cartellonistica e delle targhe permanenti. AGGIORNAMENTO DELLA RETE DI MONITORAGGIO SITI INQUINATI: AREA INDUSTRIALE DI PORTO TORRES Le caratteristiche dei suddetti interventi informativi dovranno rispettare quanto riportato nelle Linee guida per le azioni di informazione e pubblicità predisposte dalla Regione Sardegna, consultabili all indirizzo internet https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_3 8_ pdf. Art. 4.1 CARTELLONISTICA DI CANTIERE La ditta aggiudicataria dovrà provvedere all installazione della cartellonistica pubblicitaria in ognuno dei cantieri allestiti per le attività di campo di cui al presene capitolato, secondo quanto disciplinato dalla normativa europea e nazionale, allo scopo di comunicare ai cittadini che si tratta di interventi realizzati nell'ambito del P.O. FESR , finanziati con i fondi strutturali europei. Ogni cantiere dovrà avere la sua cartellonistica Esempio di cartellonistica di cantiere Pagina 16 di 10217 sito-specifica da tenere in loco sino alla comunicazione di fine attività e quindi alla successiva installazione delle targhe permanenti, come descritte nei successivi paragrafi. Per ogni cartellone affisso in prossimità dei siti realizzati con il presente progetto, dovranno essere riportate, in generale, le seguenti informazioni e rispettate le seguenti caratteristiche: 1. deve essere riservato uno spazio per l inserimento dell emblema dell Unione Europea (Art. 2 del Reg. CE 1083/2006) e del riferimento Progetto cofinanziato dall Unione Europea ; 2. deve essere riservato uno spazio per l inserimento dell indicazione del FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 3. deve essere riservato uno spazio per l inserimento della frase La Sardegna cresce con l Europa ; 4. deve essere riservato uno spazio per l inserimento dell emblema della Repubblica italiana e della Regione Sardegna, secondo le indicazioni de Lo stemma, patrimonio identitario della Regione - linee guida per l utilizzo degli elementi di identità visiva istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna ; 5. le informazioni di cui ai punti 1), 2), 3) dovranno occupare almeno il 25% del cartello. Le caratteristiche di dettaglio relative alla composizione della cartellonistica di cantiere dovranno essere le seguenti: - Le dimensioni minime di un cartello di cantiere sono di 1 metro (larghezza) x 1,5 metri (altezza). Nella realizzazione del cartello dovranno pertanto essere utilizzati tutti gli accorgimenti che assicurino il mantenimento delle proporzioni. - Gli emblemi istituzionali utilizzati per i loghi sono disponibili alle seguenti pagine: Emblema UE: hics1_it.htm Emblema Repubblica italiana: Emblema Regione Sardegna: - I caratteri e i colori per il testo contenuto nel cartello sono: La Sardegna cresce con l Europa carattere Arial, Giallo (Ciano 0% - Magenta 100% - Giallo 100% - Nero 1%) Verde (Ciano 43% - Magenta 0% - Giallo 100% - Nero 46%) Rosso (Ciano 0% - Magenta 79% - Giallo 100% - Nero 11%) Blu (Ciano 100% - Magenta 80% - Giallo 30% - Nero 5%) - In merito al testo contenuto nel cartello: Progetto cofinanziato dall Unione Europea - carattere Arial FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - carattere Arial Denominazione operazione - carattere Arial Nel cartellone dovranno inoltre essere riportati almeno i seguenti elementi: - denominazione dell intervento; Pagina 17 di 10218 - responsabile del procedimento; - direzione dell esecuzione del contratto; - soggetto aggiudicatario; - importo dell intervento; - oneri per la sicurezza; - data inizio lavori; - data fine lavori; - altri elementi forniti dalla DE in accordo con il responsabile del procedimento. In ogni caso l appaltatore dovrà presentare il progetto della cartellonistica (formato editabile Corel Draw, Publisher o doc, ed in formato pdf) all attenzione della DE e della Stazione appaltante prima della sua effettiva realizzazione ed in tale occasione la stazione appaltante potrà richiedere modifiche ed integrazioni al fine di rispettare i requisiti di legge. L appaltatore dovrà utilizzare come impostazione di base, suscettibile di modiche, l esempio di cartellonistica di cantiere riportato in figura. L appaltatore potrà mandare in produzione la cartellonistica solo dopo l approvazione della Stazione appaltante. L affissione dei cartelloni dovrà avvenire ad inizio lavori. Ogni sito dovrà avere il proprio cartello sito specifico e lo stesso potrà essere rimosso e smaltito a carico dell appaltatore, solo dopo la comunicazione di fine lavori e la contestuale sostituzione della targa permanente. Art Smantellamento e smaltimento Sono a carica dell aggiudicatario, senza alcun onere per l Amministrazione appaltante, lo smantellamento della cartellonistica di cantiere e lo smaltimento degli stessi presso centri autorizzati. Alla conclusione delle operazioni di smaltimento, la ditta aggiudicataria dovrà fornire alla Stazione Appaltante un apposito documento che certifichi l avvenuto smaltimento di ogni singolo cartellone rimosso, di cui al precedente Art. 4.1 corredato da apposito materiale fotografico illustrativo. La stazione appaltante si riserva di richiedere eventuali integrazioni al suddetto documento nel caso non ritenesse tale documento adeguatamente sviluppato. Per quanto concerne le modalità di consegna dell elaborato si rimanda all Art. 6 del presente capitolato prestazionale. Pagina 18 di 10219 Art. 4.2 TARGHE ESPOSITIVE PERMANENTI Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, i cartelloni pubblicitari dovranno essere rimossi e sostituiti con targhe espositive permanenti, la cui affissione è obbligatoria e per la cui mancanza la UE dispone la revoca del finanziamento ricevuto. Le targhe permanenti dovranno essere fornite con le caratteristiche di seguito indicate, da posizionare in prossimità di ogni nuovo piezometro realizzato e installato nell ambito del progetto. Per ogni targa permanente affissa dovranno essere riportate, in generale, le seguenti informazioni e rispettate le seguenti caratteristiche: 1. deve essere riservato uno spazio per l inserimento dell emblema dell Unione Europea (Art. 2 del Reg. CE 1083/2006) e del riferimento Progetto cofinanziato dall Unione Europea ; 2. deve essere riservato uno spazio per l inserimento dell indicazione del FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 3. deve essere riservato uno spazio per l inserimento della frase La Sardegna cresce con l Europa ; 4. deve essere riservato uno spazio per l inserimento dell emblema della Repubblica italiana e della Regione Sardegna, secondo le indicazioni de Lo stemma, patrimonio identitario della Regione - linee guida per l utilizzo degli elementi di identità visiva istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna ; 5. le informazioni di cui ai punti 1), 2), 3) dovranno occupare almeno il 25% della targa permanente. Le caratteristiche di dettaglio relative alla composizione della cartellonistica di cantiere vengono di seguito riportate. AGGIORNAMENTO DELLA RETE DI MONITORAGGIO SITI INQUINATI: AREA INDUSTRIALE DI PORTO TORRES PT PZ 80 Pagina 19 di 102 Vedere altro
REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL AMBIENTE Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI) CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PO FESR SARDEGNA 2007 Dettagli Dott.ssa Lauretta Loi Funzionario in P.O. Amm.va Ing. Roberto Trudu Funzionario in P.O. Tecnica. Ing. Riccardo Castrignano CIG 4808910611
Edilizia Privata Il Dirigente dei Servizi Pianificazione Territoriale Dott.ssa Simonetta Bistrussu Funzionario in P.O. Amm.va Ing. Salvatore Farci Funzionario in P.O. Tecnica Ing. Riccardo Castrignano Dettagli Di seguito è riportata una tabella di riferimento per i termini maggiormente utilizzati nel presente documento.
1. DEFINIZIONI...4 2. OGGETTO DELL APPALTO E OBIETTIVI...6 2.1. Servizio di Conduzione, Gestione e Coordinamento...8 2.2. Manutenzione degli Impianti Tecnologici...8 2.3. Attività a misura...9 2.4. Servizio Dettagli Sistema Informatico di Gestione dell Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici
Progetto: Sistema Informatico di Gestione dell Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici Oggetto: Servizi professionali di sviluppo per il mantenimento ed evoluzione del sistema SITAR, realizzazione Dettagli Provincia Regionale di Trapani
Provincia Regionale di Trapani 3 Settore Bilancio, Economato, Organizzazione e Pianificazione Generale, Patrimonio e Concessioni, Innovazioni tecnologiche FORNITURA PORTALE DI E-COMMERCE CAPITOLATO TECNICO Dettagli REGOLAMENTO PER LA ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARSI A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE
REGOLAMENTO PER LA ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARSI A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 26 febbraio 2014. REGOLAMENTO Dettagli Capitolato tecnico. Allegato B del bando di gara
Allegato B del bando di gara Capitolato tecnico 1 Introduzione...2 2 Caratteristiche generali a tutti i software applicativi oggetto della gara... 2 3 Caratteristiche funzionali dei programmi applicativi... Dettagli GARA SISTEMA INFORMATICO FORMAZIONE ECM CAPITOLATO SPECIALE CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE PROCEDURA APERTA PER L ACQUISIZIONE CHIAVI IN MANO DI UN SISTEMA INFORMATICO PER LA GESTIONE DELL ACCREDITAMENTO DEI PROVIDER E DEGLI EVENTI FORMATIVI E DEL MONITORAGGIO DELLA FORMAZIONE Dettagli Disciplinare di gara e capitolato prestazionale
[CRP-SMEC] Progetto: [CRP-SMEC] Centro Regionale di Programmazione - Sistema di Monitoraggio e Controllo - Servizi di competenza, supporto, sviluppo, manutenzione, gestione e consolidamento del sistema Dettagli Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca CAPITOLATO TECNICO PER LO SVILUPPO E LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ISTRUZIONE
CAPITOLATO TECNICO PER LO SVILUPPO E LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ISTRUZIONE 1 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO DEL MIUR PER LO SVILUPPO DELL ICT... 5 1.1 PREMESSA... 5 1.2 SVILUPPO DI NUOVI SERVIZI Dettagli Capitolato Speciale d Appalto Manutenzione ed Evoluzione Sistema Informativo Veterinario (S.I.V.)
Capitolato Speciale d Appalto Manutenzione ed Evoluzione Sistema Informativo Veterinario (S.I.V.) 1/20 ART. 1 GENERALITA, OBIETTIVI, COSTI E DURATA DELLA FORNITURA L Istituto Zooprofilattico Sperimentale Dettagli SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE SICILIANA AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI, G
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE SICILIANA AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI PALERMO SCHEMA DI CONTRATTO SCHEMA DI CONTRATTO Dettagli GARA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI GLOBAL SERVICE E FACILITY MANAGEMENT PER LE SEDI ENAV SPA DI ROMA:
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO GARA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI GLOBAL SERVICE E FACILITY MANAGEMENT PER LE SEDI ENAV SPA DI ROMA: - VIA SALARIA 716, - VIA SALARIA 713, - VIA DI SETTABAGNI 390 - VIA Dettagli 1. INTRODUZIONE... 3 2. IL CONTESTO... 3
CAPITOLATO TECNICO Redazione: Approvazione/Autorizzazione: Beppe Bozzi Luca Colman Capitolato Tecnico Pag 1 INDICE DEI CONTENUTI 1. INTRODUZIONE... 3 2. IL CONTESTO... 3 2.1 Lo scenario di business di Dettagli ACCORDO DI PROGRAMMA MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO- ICS. Indice degli allegati all Accordo di Programma
ACCORDO DI PROGRAMMA MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO- ICS Indice degli allegati all Accordo di Programma ALLEGATO 1 : NORME E REGOLE DI FUNZIONAMENTO 1. ADESIONE AD ICS 2. DIRITTI Dettagli AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PER L ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PER I DOCENTI E IL PERSONALE DELLA SCUOLA
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE Ambienti per l Apprendimento FESR 2007 2013 2007 IT 16 1 PO 004 Asse II Qualità degli ambienti scolastici Obiettivo Operativo E Potenziare gli ambienti per l autoformazione Dettagli ALLEGATO 4 CAPITOLATO TECNICO
ALLEGATO 4 CAPITOLATO TECNICO Allegato 4 Capitolato Tecnico Pag 1 INDICE DEI CONTENUTI 1. INTRODUZIONE...3 2. IL CONTESTO...3 2.1 Lo scenario di business di ENAV...3 2.2 L ambito operativo...9 2.3 L evoluzione Dettagli Dizionario delle Forniture ICT
Linee guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT per la definizione ed il governo dei contratti della Pubblica Amministrazione Manuale operativo Dizionario delle Forniture ICT Classe di Fornitura Gestione Dettagli Appalto a procedura aperta, ai sensi del d. lgs. 163/2006, per la realizzazione di un portale per il confronto dei preventivi relativi
Appalto a procedura aperta, ai sensi del d. lgs. 163/2006, all assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto CAPITOLATO TECNICO Capitolato Tecnico Pagina 1 6 agosto 2007 INDICE 1. PREMESSA...3 Dettagli ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE J. TORRIANI DI CREMONA. MANUALE DELLA QUALITÀ Revisione n. 11 del 24 Giugno 2015
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE J. TORRIANI DI CREMONA MANUALE DELLA QUALITÀ Revisione n. 11 del 24 Giugno 2015 Il presente Manuale della Qualità è redatto in conformità alla Norma UNI EN ISO 9001:2008 Dettagli PREMESSA. - Asl di Pavia (Azienda Mandante) - Asl di Cremona (Azienda Mandante)
CAPITOLATO SPECIALE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA IBRIDA, DEL RELATIVO SERVIZIO DI RECAPITO, DEI SERVIZI POSTALI, DEL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI Dettagli 5.6.4 Documentazione delle attività
5.6.4 Documentazione delle attività Gli operatori 1 che hanno il compito di programmare e attuare percorsi formativi hanno a disposizione un apposita area per la descrizione e la documentazione dell attività Dettagli Il Ministro dello Sviluppo Economico
Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 che, all articolo 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l innovazione tecnologica; Visto il decreto-legge 22 giugno Dettagli BANDO DI GARA Trasporto, trasloco e facchinaggio per le esigenze degli immobili utilizzati dall Amministrazione Regionale
BANDO DI GARA Trasporto, trasloco e facchinaggio per le esigenze degli immobili utilizzati dall Amministrazione Regionale ALLEGATO 2 Offerta Tecnica Capitolato Tecnico Allegato 2: Offerta Tecnica Capitolato Dettagli APPALTO PER AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA GESTIONE DEI BENI ARCHIVISTICI DELL AZIENDA U.S.L. ROMA H CAPITOLATO SPECIALE
APPALTO PER AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA GESTIONE DEI BENI ARCHIVISTICI DELL AZIENDA U.S.L. ROMA H CAPITOLATO SPECIALE ART. 1 - PREMESSA... 1 ART. 2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO... 1 Dettagli Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione generale per l organizzazione, gli affari generali, l innovazione, il bilancio ed il personale Gara per l affidamento di servizi sistemistici del Sistema Informativo Nazionale MiBAC C.I.G. 5226586B33 Dettagli Art. 24 D.L. 90/2014 ( Misure Urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa ) convertito con modifiche dalla L.11.08.2014 n.
V i a d a n a, 0 9. 0 4. 2 0 1 5 U f f i c i o T r i b u t i / I n f o r m a t i z z a z i o n e PIANO PER L INFORMATIZZAZIONE DI PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE DICHIARAZIONI E SEGNALAZIONI Dettagli CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO Via Roma, 203 52014 Ponte a Poppi, Poppi (Ar) unione.casentino@postacert.toscana.it - CF/P.IVA: 02095920514 PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO, SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA, Dettagli P O R C A M P A N I A F E S R 2 0 0 7-2 0 1 3
Appendice P O R C A M P A N I A F E S R 2 0 0 7-2 0 1 3 2 Appendice al Manuale di Attuazione - Por Campania Fesr 2007-2013 INDICE APPENDICE Appendice 1: Normativa di riferimento...3 Appendice 2: Struttura Dettagli MANUALE DI QUALITÀ PER LA PROGETTAZIONE DELL IMMAGINE COORDINATA D AREA
REGIONE LAZIO ASSESSORATO ALLA CULTURA, SPETTACOLO E SPORT MANUALE DI QUALITÀ PER LA PROGETTAZIONE DELL IMMAGINE COORDINATA D AREA (ex L.R.40/99) BOZZA GIUGNO 2007 MANUALE DI QUALITÀ PER LA PROGETTAZIONE Dettagli 2016 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back

References: ART. 1
 ART. 1
 ART. 2
 ART. 3
 ART. 3
 ART. 3
 ART. 3
 ART. 3
 ART. 3
 ART. 4
 ART. 4
 ART. 4
 ART. 4
 ART. 4
 ART. 4
 ART. 5
 ART. 5
 ART. 5
 ART. 5
 ART. 5
 ART. 6
 ART. 7
 ART. 8
 ART. 9
 ART. 10
 ART. 11
 ART. 12
 ART. 13
 ART. 14
 ART. 15
 ART. 16
 ART. 1
 Art. 1
 ART. 2
 ART. 3
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 5
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 ART. 4
 Art. 4
 Art. 4
 Art. 6
 Art. 4
 ART. 1
 articolo 14
 ART. 1
 ART. 2
 Art. 24