Source: http://docplayer.es/2634770-Fondo-hondureno-de-inversion-social-fhis-informe-ii-trimestre-fhis-2014-mba-mario-rene-pineda-valle.html
Timestamp: 2017-11-21 19:35:04+00:00

Document:
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FHIS INFORME II TRIMESTRE FHIS 2014 MBA. MARIO RENE PINEDA VALLE - PDF
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FHIS INFORME II TRIMESTRE FHIS 2014 MBA. MARIO RENE PINEDA VALLE
Download "FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FHIS INFORME II TRIMESTRE FHIS 2014 MBA. MARIO RENE PINEDA VALLE"
Ramona Sosa Santos
1 FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FHIS INFORME II TRIMESTRE FHIS 2014 MBA. MARIO RENE PINEDA VALLE Junio, 2014
2 Contenido Introducción... 4 Antecedentes... 4 Misión:... 5 Visión:... 5 Valores:... 5 Resumen Ejecutivo... 6 Programas FHIS... 9 Ejecución Presupuestaria Cuadro por Sector 2014 (Aprobados) CARTERA BANCO MUNDIAL Proyecto Donación de Generación de Empleo Temporal TF Proyecto Municipios más Seguros Proyecto de Infraestructura Rural 4099/HO Crédito Banco Mundial HN CARTERA BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Programa Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático (PIAHCC) Programa de Integración y Convivencia Urbana Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento 1793/SF-HO CARTERA BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA Proyecto de Infraestructura Rural BCIE CARTERA KfW Entwicklungsbank PROGRAMA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SU GESTIÓN LOCAL SE-FHIS KFW VIII (PROMINE) FASE I PROGRAMA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SU GESTIÓN LOCAL SE-FHIS KFW VIII (PROMINE) FASE II PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR) CARTERA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID) PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE INICIATIVA COMUNITARIA (FHIS/CLIP) PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCATIVA (FHIS/EIP)
3 COOPERACIÓN SUIZA EN AMÉRICA CENTRAL Mejora del Acceso a Servicios Sostenibles de Agua Potable y Saneamiento en Áreas Urbanas, Periurbanas y Rurales de Honduras CARTERA PROYECTOS VARIOS DECRETO No
4 Introducción El presente informe es la recopilación de las actividades e inversiones realizadas por el IDECOAS FHIS durante el Segundo Trimestre del Antecedentes De acuerdo al Artículo 3, Numeral 4, Articulo 13 y 20 del Decreto Ejecutivo Numero PCM se crea el Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, mismo que se encuentra integrado por el Institutito de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS), que fue creado mediante el Decreto Ejecutivo PCM publicado el 30 de Mayo del 2014 y tiene como propósito la integración institucional del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y del Servicio Autónomo Nacional de Acueducto y Alcantarillados (SANAA) y demás afinas al sector, en el Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS). Independiente de su integración estas instituciones continúan cumpliendo los objetivos establecidos en sus leyes constitutivas. A partir de la aprobación del Decreto PCM queda establecida la nueva estructura y funcionamiento del IDECOAS con las entidades que lo integran. El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) es un organismo Desconcentrado de la Presidencia de la República, creado el 22 de febrero de 1990 y extendida su vida legal hasta el año 2022 según decreto No cuya finalidad es la de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales marginados, en el área rural y urbana, mediante el otorgamiento de financiamientos para programas y proyectos de desarrollo social y/o económico, con el propósito de aumentar su 4
5 productividad, sus niveles de empleo y de ingresos y de contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas. Asimismo, asesorará a los gobiernos locales con respecto a los procesos de captación de recursos de las fuentes de financiamiento nacionales y/o externas y las asiste en la transferencia de las capacidades técnicas y administrativas, para convertir a estos gobiernos locales en administradores eficientes de sus programas y proyectos, para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el Plan de Nación en aplicación del principio de Descentralización. Misión: Somos una Institución estatal, desconcentrada, técnica y captadora de recursos que promueve el desarrollo local sostenible, participativo e incluyente mediante el fortalecimiento de los gobiernos municipales y sociedad civil, en alianza con socios estratégicos para desarrollar obras de infraestructura y proyectos de orientación social de acuerdo al plan de nación y visión de país de forma transparente y eficiente, para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerable de Honduras. Visión: Ser para el año 2022, la Institución líder en gestión y fortalecimiento de los gobiernos municipales y sociedad civil, para la ejecución de proyectos, que contribuya equitativamente al desarrollo sustentable nacional. Valores: Ética: Ejercicio de las funciones con sujeción a las normas morales que promuevan la confianza de la población hondureña. Integridad: Actuación sustentada en la honradez, prudencia, entereza, rectitud y firmeza. Compromiso: Ejecución de proyectos que coadyuven al desarrollo local. Transparencia: Amplia difusión de información sobre nuestras actuaciones. Rendición de cuentas ante la sociedad. Lealtad: Actuar con fidelidad y rectitud hacia el FHIS y compañeros de trabajo, con el objetivo de identificarse con la institución. Equidad: El FHIS no hace distinción de credo, raza, de ninguna otra forma de discriminación humana. 5
6 Resumen Ejecutivo El Fondo Hondureño de inversión social FHIS, llega hasta los lugares más recónditos del país, para contribuir a mitigar las necesidades de la población más pobre y vulnerable a través de respuestas rápidas y concretas con proyectos de Agua y Saneamiento, Educación, Electrificación Rural, Productividad, Infraestructura Social e Infraestructura Rural. El presupuesto del FHIS para el 2014 al 30 de Junio asciende a 1,214 Millones de Lempiras: % de Fuente Monto Presupuesto (Lps.) Participación BID , % BCIE , % BM , % GOH* , % USAID 72201, % KfW , % TOTAL , % A la fecha el FHIS ha aprobado 1,380 contratos por un monto de Millones de lempiras. Situación Actual de los Programas: Proyecto Generación de Empleo Temporal, en relación a los procesos de presentación de propuestas de subproyectos por parte de las operadoras, se han formulado: seis (6) subproyectos del Municipio de Villanueva, Cuatro (4) subproyectos del Municipio de Puerto Cortes y Tres (3) subproyectos del Municipio de Choloma. Proyecto Municipios Más Seguros, se realizó la Formulación de cinco (5) subproyectos del segundo frente de obras en los municipios de Choloma, Cortés, El Progreso, Yoro y La Ceiba Atlántida. Además se realizaron Asambleas Comunitarias para la identificación y priorización de Subproyectos Sociales en los Municipios de Choloma, La Ceiba y El Progreso. Y se realizaron 29 Grupos Focales con Jóvenes, Mujeres y Líderes Sectoriales y de Organizaciones Comunitarias en los Municipios de La Ceiba, El Progreso y Choloma. Proyecto de Infraestructura Rural (BM), se realizan los estudios necesarios para el licenciamiento ambiental de los sub proyectos en sector de agua potable, rehabilitación de caminos y electrificación rural por extensión de red. 6
7 Programa Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático, se recibió en Mayo de 2014 las No Objeción a 9 proyectos de seguridad alimentaria, el acta de negociación y el contrato para los servicios de auditoría financiera, ya fue firmada por ambas partes y solo resta formalizar la fecha de inicio. Debido al cambio en la estructura programática por el cambio de FHIS a IDECOAS, se eliminó pre compromiso por L 9, el cual se cargó para adquisición de certificados de auténticas. Programa de Integración y Convivencia Urbana, en espera de la No Objeción del BID a los pliegues de Licitación. Levantamiento de Línea Base, en proceso de ingreso de Datos al Sistema de Captura. Se pretende finalizar a finales del mes de julio. Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento 1793/SF-HO, el proyecto de Terminación del Sistema de Planta de tratamiento de Río Tulián, Puerto Cortés, tiene un avance del 19%, el proyecto Construcción del Alcantarillado Sanitario de La Labor, Ocotepeque, con un avance a la fecha de 100%, el proyecto Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario en el municipio de Salamá, Olancho, con un avance del 50%, el proyecto Construcción del sistema de agua potable en Santa Rita, Yoro, en ejecución, con un avance de 30% y se inició la construcción de lagunas de oxidación en Siguatepeque, Comayagua, que actualmente cuentan con un avance de 50%. Programa Infraestructura Rural (BCIE), durante el trimestre abril-junio llevo la electricidad a un total de 524 familias en los municipios de Santa Cruz departamento de Lempira, El Porvenir y Valle de Ángeles, departamento de francisco Morazán. Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión local SE-FHIS KFW VIII (PROMINE) FASE I, se reportan 144 proyectos PROMINE-KfW han ingresado al ciclo de los proyectos del FHIS. El 3.47% se encuentran en cierre financiero, % en fase de cierre físico (avance físico del 100%) y otro 43.06% se encuentran en plena ejecución. Con estos 144 proyectos que han ingresado al ciclo de proyectos se estima comprometer todos los recursos del componente de Infraestructura y Equipamiento que establece el convenio. 7
8 Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión local SE-FHIS KFW VIII (PROMINE) FASE II, se han comenzado las visitas de pre factibilidad de 50 proyectos que ingresaran posteriormente al ciclo de los proyectos del FHIS, con estos proyectos se estima comprometer todos los recursos del componente de Infraestructura y Equipamiento que establece el convenio. Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR), Con la aprobación de la primera transferencia por parte del KfW en el tercer trimestre iniciará oficialmente la ejecución financiera del Programa. Programa de Infraestructura de Iniciativa Comunitaria (FHIS/CLIP), se inauguraron proyectos integrales, identificados bajo la metodología CPTED en Col. El Japón: Mejoras al sistema de iluminación de calles, Construcción de parque infantil, Reparación de jardín de niños El Japón en el Municipio de Choloma, Cortes. Programa de Infraestructura de Educativa (FHIS/EIP), se encuentran en ejecución 12 proyectos y se han terminado 2 proyectos. En conjunto con la Secretaría de Educación y el FHIS, se hizo la selección de los centros educativos a ser intervenidos durante la Fase II del Programa. Estos fueron seleccionados en base a los criterios de la ampliación de la oferta educativa a través de la creación de aulas de clase para el Tercer Ciclo educativo, tal y como lo establece la Ley Fundamental de Educación. Otro criterio era el índice de precariedad en la que se encuentran las escuelas, el cual va acorde a la información contenida en el Plan Maestro de Infraestructura Educativa. Mejora del Acceso a Servicios Sostenibles de Agua Potable y Saneamiento en Áreas Urbanas, Periurbanas y Rurales de Honduras, se cuenta con cuatro Evaluaciones Exantes terminadas y se están realizando cuatro Evaluaciones Exantes. Para el mes de Julio se remitirá a No Objeción mínimo de tres procesos de Contratación de Obra. DECRETO No , se encuentran en ejecución 653 proyectos, en fase de adjudicación y contratación se encuentra 20 proyectos y en autorización y aprobación 13 proyecto. Y tenemos 5 proyectos cerrados. 8
9 Programas FHIS Fuente Nombre de Proyecto Nombre Corto Sector Modalidad de Ejecucion Complemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Sanamiento 1793/SF-HO Agua y Saneamiento Centralizados BID Programa de Integración y Convivencia Urbana 2895/SF-HO Infraestructura Social Centralizados Programa de Pueblos Indigenas y Afrohondureños y Cambio Climatico ATN NV HO-1 Proyectos de Adaptación y Mitigación de Riesgos PEC Agua y Saneamiento, Electrificacion y Caminos Proyecto de Infraestructura Rural Credito 4099-HO y 5289-HN Rurales Descentralizados/Centralizados Banco Mundial Proyecto Generación de Empleo Temporal TF Infraestructura Social, Seguridad Ciudadana Proyecto Municipios más Seguros 5192-HN Infraestructura Social, Seguridad Ciudadana BCIE Proyecto de Infraestructura Rural BCIE 1736 Agua y Saneamiento, Electrificacion y Caminos Rurales Descentralizados/Centralizados KFW Programa Modernizacion de la Infraestructura Educativa y de su Gestion Local SE-FHIS- KFW VIII KFW VIII Infraestructura Escolar Descentralizados/Centralizados PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR) Infraestuctura Social y Fortalecimiento de las Capacidades de los Jovenes. CONVIVIR Descentralizados Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación PROGRAMA COSUDE FASE VI COSUDE Agua Reparación y Saneamiento de centros educativos (escuelas y Centralizados PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCATIVA jardines de niños) en la primera fase del (FHIS/EIP) Mérida/CARSI programa. Centralizados USAID Fondos Nacionales Programa de Infraestructura de Iniciativa Comunitaria (FHIS/CLIP) Construcción Primera Etapa del Complejo Educativo Juand Mérida/CARSI Proyectos de Seguridad en las comunidade que se puedan construir en menos de un año. Descentralizados Orlando Hernández Gob-Hn Educacion Centralizados DECRETO Gob-Hn Proyectos de Infraestructura Centralizados 9
10 Ejecución Presupuestaria 2014 PROGRAMA PRESUPUESTO 2014 EJECUCION AL 30 DE JUNIO % Gasto Operativo , , % Proyecto de Infraestructura Rural 4099-BM 40058, , % Proyecto de Infraestructura Rural 5289-HN 97871, % Proyecto de Infraestructura Rural 1736-BCIE , , % Programa de Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestion Local, KfW VIII (Fase I) , , % Programa de Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestion Local, KfW VIII (Fase II) 40128, % Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento 1793-BID , , % Proyecto Generación de Empleo Tempral 24000, , % Programa de Integración y Convivencia Urbana , , % Proyecto Municipios mas Seguros 43046, , % Proyecto Convivencia y Especios Seguros para los Jovenes CONVIVIR 6600, % Programa de Infraestructura de Iniciativa Comunitaria (FHIS/CLIP) 72201, , % Programa de Pueblos Indigenas y Afrohondureños y Cambio Climatico 16341, , % TOTAL , , % 10
11 Ejecución Gasto Operativo Primer Trimestre del 2014 N OM B R E PRESUPUESTO VIGENTE EJECUCION CREDITO DISPONIBLE Sueldos Básicos 16,370, ,474, ,858, Adicionales 960, , , Decimotercer M es 1,364, , ,255, Decimocuarto M es 1,364, ,318, , Complementos 1,105, , , Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d 1,803, , ,040, Contribuciones para Seguro Social 519, , , Telefonía Celular 40, , Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación 100, , Pasajes Nacionales 105, , Viáticos Nacionales 283, , Ceremonial y Protocolo 120, , Ayuda Social a Personas 100, Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de 240, Sueldos Básicos 13,497, ,640, ,797, Adicionales 705, , , Decimotercer M es 1,124, , ,008, Decimocuarto M es 1,124, ,118, , Complementos 787, , , Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d 1,484, , , Contribuciones para Seguro Social 1,079, , , Beneficios y Compensaciones 1,608, Energía Eléctrica 3,240, ,119, Agua 204, , Telefonía Fija 780, , Otros Servicios Básicos 8, , Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales 7,434, ,749, Otros Alquileres 30, , , M antenimiento y Reparación de Edificios y Locales 200, M antenimiento y Reparación de Equipos y M edios de Transporte 1,559, , M antenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y M uebles 35, , , M antenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación 90, , , M antenimiento y Reparación de Otros Equipos 300, , Limpieza, Aseo y Fumigación 160, Servicios de Contabilidad y Auditoría 192, Servicios de Capacitación 160, , Otros Servicios Técnicos Profesionales 2,900, ,455, Servicio de Transporte 37, , ,
12 N OM B R E PRESUPUESTO VIGENTE EJECUCION CREDITO DISPONIBLE Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones 2,170, , Primas y Gastos de Seguro 4,875, ,190, Diferencial Cambiario 41, , Viáticos Nacionales 200, , Tasas 880, , Alimentos y Bebidas para Personas 342, , , Prendas de Vestir 70, , Papel de Escritorio 424, , Productos de Artes Gráficas 47, , Productos de Papel y Cartón 35, , Libros, Revistas y Periódicos 35, , , Llantas y Cámaras de Aire 600, , Productos Químicos 15, , Productos Farmacéuticos y M edicinales Varios 20, , Tintas, Pinturas y Colorantes 22, , Gasolina 20, , , Diesel 575, , Aceites y Grasas Lubricantes 200, , , Estructuras M etálicas Acabadas 400, Herramientas M enores 7, , Elementos de Ferretería 27, , Piedra, Arcilla y Arena 15, , Elementos de Limpieza y Aseo Personal 105, , Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 473, , Utiles y M ateriales Eléctricos 63, , Utensilios de Cocina y Comedor 5, , Repuestos y Accesorios 452, , Sueldos Básicos 1,994, , ,222, Adicionales 113, , , Decimotercer M es 166, , , Decimocuarto M es 166, , , Complementos 155, , , Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d 219, , , Contribuciones para Seguro Social 67, , , M antenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y M uebles 40, Servicios Jurídicos 120, Viáticos Nacionales 80, Servicios de Vigilancia 4, , Papel de Escritorio 5, , Libros, Revistas y Periódicos 1, ,
13 N OM B R E PRESUPUESTO VIGENTE EJECUCION CREDITO DISPONIBLE Especies Timbradas y Valores 50, , , Repuestos y Accesorios 36, , , Sueldos Básicos 1,591, , , Adicionales 90, , , Decimotercer M es 132, , , Decimocuarto M es 132, , , Complementos 132, , Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d 175, , , Contribuciones para Seguro Social 60, , , M antenimiento y Reparación de Equipo para Computación 276, , M antenimiento de Sistemas Informáticos 210, Servicios de Informática y Sistemas Computarizados 1,007, Servicio de Internet 258, , Sueldos Básicos 1,858, , ,067, Adicionales 90, , , Decimotercer M es 154, , Decimocuarto M es 154, , , Complementos 143, , , Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d 204, , , Contribuciones para Seguro Social 74, , , Viáticos Nacionales 294, , Diesel 24, , , Sueldos Básicos 22,910, ,609, ,245, Adicionales 1,427, , , Decimotercer M es 1,909, , ,850, Decimocuarto M es 1,909, ,495, , Complementos 1,438, , , Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d 2,517, , ,728, Contribuciones para Seguro Social 829, , , M antenimiento y Reparación de Equipo para Computación 24, , M antenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y M uebles 29, , Otros Servicios Comerciales y Financieros 144, , Viáticos Nacionales 3,200, , Diesel 200, , , Sueldos Básicos 1,977, , ,434, Adicionales 173, , , Decimotercer M es 164, , , Decimocuarto M es 164, , , Complementos 168, , , Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d 217, , , Contribuciones para Seguro Social 53, , , Construcciones y M ejoras de Bienes en Dominio Privado 35,000, TOTAL PROYECTO: 160,088, ,592, ,848,
14 Cuadro por Sector 2014 (Aprobados) Sector Contratos Suma de Mto Aprobado Suma de Mto Total Contratado Suma de Mto Ejecucion Financiera Suma de Mto x Ejecutar Financiero Suma de Beneficiario Directos Suma de Empleos Generado AGUA Y ALCANTARILLADO , , , , , BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS 1, , , , , EDUCACION , , , , , MUNICIPAL , , , , OTROS TIPOS DE PROYECTOS , , , , , PRODUCTIVO , , , ,585 - Total general 1, , , , , , Nota: Son 252 Contratos (Inversión, Capacitación, Consultorías, Pre inversión, Supervisión de Capacitación y Supervisión de Inversión) y 1,128 Contratados de Bienes, Compras y Consultorías. Departamento Cuadro por Departamento 2014 (Aprobados) Contrato Suma de Mto Aprobado Suma de Mto Total Contratado Suma de Mto Ejecucion Financiera Suma de Mto x Ejecutar Financiero Suma de Beneficiario Directos Suma de Empleos Generado ATLANTIDA , , , , , CHOLUTECA 3 436, , , , COLON , , , , COPAN , , , , CORTES , , , , , FRANCISCO MORAZAN , , , , , INTIBUCA , , , , , LA PAZ , , , , LEMPIRA , , Nivel Nacional , , , , OCOTEPEQUE , , , , OLANCHO 1 374, , , SANTA BARBARA , , , , VARIOS DEPARTAMENTOS , , , , YORO , , , , , Total general 1, , , , , , Nota: Son 252 Contratos (Inversión, Capacitación, Consultorías, Pre inversión, Supervisión de Capacitación y Supervisión de Inversión) y 1,128 Contratados de Bienes, Compras y Consultorías. Ejecución por Sector 2014 Sector Total Pagado al Agua y Saneamiento 50616, Bienes y Consultorias 48585, Caminos 3836, Educación 90698, Energía 11108, Municipal 22577, Total general , Nota: No incluye ejecución del gasto operativo. 14
15 CARTERA BANCO MUNDIAL Proyecto Donación de Generación de Empleo Temporal TF i. Objetivo General Mitigar el impacto que ha tenido la crisis económica global sobre la población, especialmente en las áreas urbanas de los municipios más vulnerables y pobres en Honduras, con altos niveles de violencia y desocupación, a través del pago en moneda corriente de una suma determinada, denominada compensación social por la participación de la población objetivo, en la construcción y/o desarrollo de sub proyectos en dichos barrios. ii. Focalización: Población desocupada residente de los barrios más pobres con altos índices de incidencia criminal de los municipios elegibles, dando prioridad a dos grupos: Jóvenes entre 18 y 24 años de edad, desocupados (los cuales se considera como una población con alta probabilidad de presentar situación de riesgo social). Jefes (Hombres o Mujeres) de hogar con hijos menores de edad. iii. Tipología de Proyectos El proyecto consiste en la financiación de una Compensación Social, por la participación en la mano de obra no calificada para la construcción de pequeños sub proyectos de interés comunitario o en la participación regular en actividades de servicios comunitarios. Desarrollo de actividades grupales: Dos (2) horas por semana que estarán orientadas al reforzamiento de la autoestima, trabajo en equipo, acciones de convivencia ciudadana y cohesión social, diálogos de reflexión, comunicación efectiva, resolución de conflictos de manera cooperativa, liderazgo, valores y promoción de una cultura de paz, mi barrio un lugar seguro (metodología CPTED); con el fin de fortalecer la seguridad ciudadana a nivel individual y colectivo. Monto del Convenio: Esta donación corresponde a un monto de US$ 2,545, que será invertidos en una estrategia de generación de empleo temporal, a través de la financiación de la mano de obra de sub proyectos de interés comunitario. 15
16 iv. Avance Financiero Año Planificado Ejecutado Eficiencia , , % , , % Total 1345, v. Otras Inversiones Sector BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS Contratos Mto. Aprobado Mto. Total Contratado Mto. Ejecucion Financiera Por Ejecutar , , , , i. Principales Logros En el segundo trimestre no hubo ejecución, en lo relacionado a los fondos de Compensación Social, debido a que la Institución Bancaria Banco FICOHSA, incorporo una clausula nueva al convenio firmado en octubre del 2013, la cual consistía en que se aprobara un costo de L por cada transacción a los beneficiarios y cuando presentaron la oferta los costos eran gratuitos. Por lo antes expuesto se buscó un nuevo Banco y actualmente se encuentra en proceso de firma el contrato con Bac Credomatic, presentando una mejor oferta y para el mes de julio se estará ejecutando la compensación social y así mismo los costos operativos y administrativos. En relación a los procesos de presentación de propuestas de subproyectos por parte de las operadoras, se han formulado los siguientes subproyectos: seis (6) subproyectos del Municipio de Villanueva. Cuadro No. 5 Proyectos Formulados del Municipio de Villanueva No. Nombre del Proyecto Código de Proyecto Monto 1. Proyecto de Limpieza Generando Empleabilidad a través de Barrios Limpios y Verdes-Barrio Miguel Yánez y Anexo Las Flores 2. Proyecto de Limpieza Generando Empleabilidad a través de Barrios Limpios y Verdes-La Independencia, Acacia y Victoria 3. Proyecto Ornamentación Juventud y Medio Ambiente Sano-Barrio Miguel Yánez y Anexo Las Flores L.638, L.638, L.916, Proyecto Ornamentación Juventud y Medio L.916,
17 Ambiente Sano-La Independencia, Acacia y Victoria 5. Proyectos de Mantenimiento de Pasamanos L.380, Proyecto Señalización Vertical y Nomenclaturización-Barrio Miguel Yánez y Anexo Las Flores L.520, Cuatro (4) subproyectos del Municipio de Puerto Cortes. Cuadro No.6 Proyectos Formulados del Municipio de Puerto Cortes No. Nombre del Proyecto Código de Proyecto Monto 1. Proyecto Rotulación y Señalización de 8 Pasajes en barrio la Roca y Kilometro 5 2. Proyecto 10 Murales diversos temas de interés comunitario 3. Proyecto Área verde habilitadas con su equipamiento Básico 4. Proyecto Desarrollo de una Campaña de Saneamiento Básico e Instalación de 8 basureros en barrio la Roca y Kilometro En Revisión de la UAP Tres (3) subproyectos del Municipio de Choloma. Cuadro No.7 Proyectos Formulados del Municipio de Choloma No. Nombre del Proyecto Código de Proyecto Monto 1. Proyecto Obras de Infraestructura En Revisión de la UAP 2. Proyecto Formación de Capital Humano Proyecto Formación Humana
18 Proyecto Municipios más Seguros i. Objetivo Los objetivos de desarrollo del Proyecto son apoyar a Honduras para (i) mejorar las capacidades del gobierno central y de los gobiernos locales en la prevención de la violencia; (ii) abordar factores de riesgo de crimen y violencia en las Municipalidades Seleccionadas; y (iii) mejorar su capacidad de responder de manera rápida y efectiva ante una emergencia elegible. ii. Focalización: El Proyecto se centrará inicialmente en tres municipios de la región Norte: La Ceiba, Choloma y El Progreso. Esto refleja la selección realizada por el Programa Municipios más Seguros que prioriza acciones en zonas con alta concentración de delincuencia y violencia. Para este Proyecto, los municipios fueron seleccionados por la clasificación en orden decreciente, tomando aquellos con poblaciones urbanas menores a habitantes y con una tasa de homicidios mayor a 90 homicidios por cada habitantes, lo cual es aproximadamente el promedio nacional. iii. Tipología de Proyectos Componente 1 - Fortalecimiento Institucional para la Prevención de Violencia a Nivel Nacional: Subcomponente 1.1 Fortalecimiento de las capacidades de la Secretaría de Seguridad para orientar, coordinar y supervisar actividades de prevención de la violencia a nivel municipal; Subcomponente 1.2. Fortalecimiento de las capacidades de la Secretaría de Seguridad y de las Municipalidades Seleccionadas para recolectar y procesar datos sobre violencia para la formulación de políticas basadas en la evidencia. Componente 2 Prevención Integrada de Crimen y Violencia a nivel Municipal y Comunitario Intervenciones de prevención social dirigidos a las poblaciones en riesgo, incluyendo aquellas: Orientadas a la familia (por ejemplo, capacitación para padres, programas de desarrollo para niños víctimas de maltrato en edad preescolar (0-5 años) y proveerán capacitación para estilos de crianza, disciplina y comunicación padre-niño, habilidades para manejo sin violencia de situaciones familiares, supervisión de padres de familia y actividades de desarrollo para preparación de la escuela y mejoramiento de capacidades cognoscitivas); Basadas en género (por ejemplo, consejerías y remisiones de mujeres víctimas de violencia interpersonal, doméstica y/o sexual, educación sobre salud reproductiva y salud sexual, 18
19 masculinidad y el rol de los géneros, y fortalecimiento de redes locales de prevención de violencia de género); Basadas en la prevención de violencia escolar (por ejemplo, programas para después de clase que involucren deportes, música y arte, además de habilidades para la vida, y promoción de conductas pro-positivas; la promoción de habilidades para la resolución de conflictos y promoción de relaciones positivas entre estudiantes; intervenciones para estudiantes con problemas de aprendizaje o conducta; prevención y reducción del bullying y desarrollo de espacios escolares) Orientadas a los jóvenes (por ejemplo, Sub proyectos de mentoría (contacto sostenido con un adulto para proveer aprendizaje, acompañamiento y establecimiento de roles positivos a seguir) para jóvenes en situación de riesgo; servicios integrados para jóvenes de (15-34 años) que cubran desarrollo de capacidades para obtención de trabajos incluyendo una mezcla de habilidades para la vida (auto-control, manejo de ira, mejora a la auto-estima y toma de decisiones así como pasantías laborables. También se prevé educación técnica vocacional, mediación en el mercado laboral y programas de rehabilitación de drogas. Intervenciones de prevención situacional incluyendo: La construcción de infraestructura comunitaria en pequeña escala que reduce las oportunidades de cometer delitos o crea espacios seguros comunitarios (parques, jardines comunitarios, parques infantiles, alumbrado público y pavimentación de algunas calles); La construcción y/o rehabilitación de espacios que podrían servir como centro para la entrega de los servicios sociales para acciones de prevención de violencia. Acceso a servicios básicos incluyendo: Intervenciones de mejoramiento urbano tales como conexiones de agua y saneamiento, alumbrado público, calles de acceso y obras de mitigación de riesgos. Resolución alternativa de conflictos para ampliar los sistemas municipales de resolución de conflictos, incluyendo: La formación de mediadores municipales; Fortalecimiento de sistemas de registro de casos; Expansión de redes de mediadores voluntarios. Componente 3 - Administración del Proyecto y Monitoreo y Evaluación Subcomponente 3.1. Apoyo a la Administración del Proyecto; Subcomponente 3.2. Monitoreo y 19
20 Evaluación del Proyecto, incluyendo (a) el establecimiento de sistemas y capacidades para el proceso de monitoreo de las actividades del Proyecto, (b) la recopilación de datos de línea de base y de seguimiento para la evaluación de impacto del Proyecto, y (c) el desarrollo de la evaluación de impacto de al menos dos tipos de intervenciones. Componente 4: Mecanismo de Respuesta Inmediata (MRI) para Contingencias por Emergencias Este componente incluye la entrega de apoyo para responder de forma inmediata ante una Emergencia Elegible. Monto del convenio: SDR 9, 800, equivalente $ 15, 000, Fecha de Firma del Convenio: 18 de Diciembre de 2012 Fecha de Finalización: 31 de Agosto de 2018 iv. Avance Financiero Año Planificado Ejecutado Eficiencia , , % , , % Total 16815, v. Otras Inversiones Sector BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS Contratos Mto. Aprobado Mto. Total Contratado Mto. Ejecucion Financiera Por Ejecutar , , , , i. Principales Logros Para el segundo trimestre se realizaron las siguientes actividades: 1. Adquisición de Equipo Informático para el Programa Municipios Más Seguros Secretaria de Seguridad, firma de Contrato fecha 25 de Marzo Publicación de Expresiones de Interés de las siguientes Consultoría: A. Ingeniero/Licenciado en Sistemas para apoyo del Observatorio de la Violencia de los Municipios de Choloma., La Ceiba y El Progreso. B. Analista de Información para el los observatorios locales de Choloma, La Ceiba y El Progreso. C. Recontratación del personal de la UAP y Enlaces Técnicos Municipales. D. Se contrató el Especialista en Monitoreo y Evaluación del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad. 20
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FHIS INFORME I TRIMESTRE FHIS 2014. Ing. José Miguel Sierra Medina
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FHIS INFORME I TRIMESTRE FHIS 2014 Ing. José Miguel Sierra Medina Marzo, 2014 Contenido Introducción... 4 Antecedentes... 4 Misión:... 5 Visión:... 5 Valores:... 5 Resumen
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FHIS INFORME IV TRIMESTRE FHIS 2014 MBA. MARIO RENE PINEDA VALLE
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FHIS INFORME IV TRIMESTRE FHIS 2014 MBA. MARIO RENE PINEDA VALLE Diciembre, 2014 Contenido Introducción... 4 Antecedentes... 4 Misión:... 5 Visión:... 5 Valores:...
Organi smo Finaci ador. Unidad de Medida (Proyectos, Viviendas, Sistemas, Consultorías) Indicador
Programa Componente Descripción de la Actividad BARRIO CIUDAD 4096-HO BARRIO CIUDAD 4096-HO BARRIO CIUDAD 4096-HO BARRIO CIUDAD 4096-HO BARRIO CIUDAD 4096-HO BARRIO CIUDAD 4096-HO BARRIO CIUDAD 4096-HO
COMISIÓN NACIONAL PRO- INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE (CONAPID) Al Cuarto Trimestre, 2010
COMISIÓN NACIONAL PRO- INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE (CONAPID) Al Cuarto Trimestre, 2010 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Enero, 2011 IV. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
Presidencia de la República Gabinete Social CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN Y ELEGIBILIDAD DE PROYECTOS DE LA ERP
Presidencia de la República Gabinete Social CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN Y ELEGIBILIDAD DE PROYECTOS DE LA ERP JULIO 2002 I. MARCO GENERAL La Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP) ha definido
PROGRAMA DE MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACIÓN VIAL EN HONDURAS
PROGRAMA DE MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACIÓN VIAL EN HONDURAS Objetivo Primordial A través de Microempresas Asociativas, atender en forma constante y permanente el mantenimiento rutinario de la
La calificación mínima admitida para conformar la Lista Corta es 70%.
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO EN BARRIOS URBANOS POBRES DONACION TF097916 BOLETIN INFORMATIVO PGET 01 2013 Fecha: 20 de mayo de 2013 Invitación para Expresión de
Informe de Cartera Agencia Candiense para el Desarrollo Internacional (ACDI) Al 30 de septiembre del 2012
Al 30 de septiembre del 2012 Informe de Cartera Agencia Candiense para el Desarrollo Internacional (ACDI) Departamento de Monitoreo de Financiamiento Externo Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional
Plan Nacional de Electrificación Social (PLANES) Resumen Ejecutivo. Antecedentes. Objetivos del PLANES. Área de estudio
Plan Nacional de Electrificación Social (PLANES) Resumen Ejecutivo Antecedentes Con el propósito de promover el desarrollo de la electrificación rural del Honduras, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO EN REGIONES SANITARIAS El presente documento contiene los lineamientos de programación del rubro de presupuesto del Plan Operativo Anual y Presupuesto para el año. Contiene
Introducidas al Congreso Nacional Anteproyecto: Ley de Municipios y Ley de Descentralización
Introducidas al Congreso Nacional Anteproyecto: Ley de Municipios y Ley de Descentralización Contenido: Introducidas al Congreso Nacional Anteproyecto: Ley de Municipios y Ley de Descentralización Antecedentes
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) Al Cuarto Trimestre, 2010
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) Al Cuarto Trimestre, 00 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Diciembre, 00 SECRETARIA DE FINANZAS III. ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y
Secretaria de Finanzas Dirección General de Inversión publica Informe de Avance Físico y Financiero Instituto de la Propiedad (IP) Al Primer Trimestre, 2015 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. Abril, 2015
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR) Manual de Políticas y Normas de La Línea de Crédito PROSOL
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR) PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL CON ENERGIA SOLAR (PROSOL) Manual de Políticas y Normas de La Línea de Crédito PROSOL
INFORME DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA del III Trimestre del 2008 603: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
INFORME DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA del III Trimestre del 2008 603: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO PRESENTACION El presente documento, es contentivo del Análisis de la Ejecución
Al 31 de diciembre de 2013. Informe de Cartera KfW Alemania. Departamento de Monitoreo de Financiamiento Externo Dirección General de Crédito Público
Al 31 de diciembre de 2013 Informe de Cartera KfW Alemania Departamento de Monitoreo de Financiamiento Externo INDICE KFW EN HONDURAS 2 OPERACIONES EN NEGOCIACION 3 OPERACIONES EN EJECUCION.. 3 Convivencia

References: Artículo 3
in Fine
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución