Source: https://rondasmexico.gob.mx/CNH-R01-L02-A1-2015/
Timestamp: 2018-11-15 08:44:41+00:00

Document:
CNH-R01-L02-A1-2015 - Rondas Mexico - Rondas Mexico - Rondas Mexico
CNH-R01-L02-A1-2015Jonathan Lopez2018-10-10T14:19:10+00:00
Contrato CNH-R01-L02-A1/2015
Avance: 0.4% de 22 años 3 meses de la Etapa de Desarrollo.
Programa Minimo de Trabajo (PMT) 195,000
Incremento al PMT 64,350
PMT total 259,350
Acreditadas 278,302
Comprometidos1 4
Prueba de producción de alcance extendido,PVT, MDT, Registros Geofísicos
Fecha de presentación Fecha de resolución Resolución de la CNH Número de Resolución
Plan de Evaluación 26-feb-2016 17-jun-2016 Aprobado CNH.E.22.001/16
Perforación del pozo Amoca-2 08-sep-2016 20-oct-2016 Autorizado CNH.E.57.001/16
Programa de Trabajo y Presupuesto 2017 30-sep-2016 17-nov-2016 Aprobado CNH.E.65.001/16
Perforación del pozo Amoca-3DEL 22-dic-2016 27-feb-2017 Autorizado CNH.UTEXP.014/2017
Modificación del Pozo Amoca-3DEL 06-abr-2017 04-may-2017 Autorizado CNH.UTEXP.M.001/2017
Perforación del pozo Miztón-2DEL 17-may-2017 20-jul-2017 Autorizado CNH.UTEXP.037/2017
Modificación del Plan de Evaluación 02-jun-2017 23-jun-2017 Aprobado CNH.E.28.001/17
Perforación del pozo Tecoalli-2DEL 20-jul-2017 27-sep-2017 Autorizado CNH.UTEXP.048/2017
Periodo Adicional de Evaluación 07-ago-2017 26-oct-2017 Aprobado CNH.E.55.001/17
Programa de Trabajo y Presupuesto 2018 27-sep-2017 30-nov-2017 Aprobado CNH.E.63.001/17
Modificación del Plan de Evaluación 29-sep-2017 30-nov-2017 Aprobado CNH.E.28.001/17
Perforación del pozo Amoca-4DEL 26-oct-2017 07-dic-2017 Autorizado CNH.UTEXP.082/2017
Modificación del pozo Tecoalli-2DEL 03-nov-2017 08-nov-2017 Autorizado CNH.UTEXP.M.005/2017
Solicitud de liberación de garantía 07-dic-2017 En proceso
Plan de Desarrollo 18-dic-2017 31-jul-2018 Aprobado CNH.E.45.001/18
Inicio Término Resultado Hidrocarburo
Amoca-2 31-dic-2016 19-mar-2017 Productor Aceite ligero
Amoca-3DEL 07-abr-2017 16-jun-2017 Productor Aceite ligero
Miztón-2DEL 01-ago-2017 28-sep-2017 Productor Aceite ligero
Tecoalli-2DEL 03-oct-2017 04-dic-2017 Productor Aceite ligero
Amoca-4DEL 10-feb-2018 01-jun-2018 Productor Aceite
PVT, Registros geofísicos, estudios de formación, MDT, núcleos, 2 pruebas de producción de alcance extendido
Se publica en el Diario Oficial de la Federación el fallo de la Licitación en el cual se declara la adjudicación del Contrato a Eni International B.V.
Durante la 15° Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno de la CNH del 2015, se autoriza la suscripción del Contrato para la Extracción de Hidrocarburos bajo la modalidad de Producción Compartida en aguas someras, correspondiente al Área Contractual 1
La CNH firmó, en representación del Estado, el Contrato de Exploración y Extracción de Hidrocarburos con el contratista Eni México, S. de R.L. de C.V.
Queda inscrito en el Registro del Fiduciario con el número de registro RF-C003-2015-003.
Eni México, S. de R.L. de C.V. presenta a consideración de la CNH el Plan de Evaluación, Primer Programa de Trabajo y Primer Presupuesto.
El Órgano de Gobierno de la CNH aprueba en la Resolución CNH.E.22.001/16 el Plan de Evaluación, Primer Programa de Trabajo y Presupuesto del Primer Programa de Trabajo presentado por Eni México, S. de R.L. de C.V., durante su 22ª Sesión Extraordinaria de 2016.
El Contratista solicita la autorización de la CNH para perforar el pozo Amoca-2.
Programa de Trabajo y Presupuesto 2017
Eni México, S. de R.L. de C.V. presenta a consideración de la CNH su Programa de trabajo y Presupuesto 2017.
El Órgano de Gobierno de la CNH autoriza a ENI México, S. de R.L. de C.V. en la resolución CNH.E.57.001/16 llevar a cabo la perforación del pozo exploratorio marino Amoca-2 durante la sesión extraordinaria 57ª de 2016.
El Órgano de Gobierno de la CNH aprueba en la Resolución CNH.E.65.001/16 el Programa de Trabajo y Presupuesto 2017 presentado por Eni México, S. de R.L. de C.V., durante su 65ª Sesión Extraordinaria de 2016.
El Contratista solicita la autorización de la CNH para perforar el pozo Amoca-3DEL.
La CNH autoriza llevar a cabo la perforación del pozo Amoca-3DEL mediante la Resolución CNH.UTEXP.014/2017.
Resultados del pozo Amoca-2
Eni publicó los resultados del pozo exploratorio Amoca-2 en los que confirma la presencia de arenas productoras en niveles más profundos del Plioceno Inferior, correspondiente con el play Cinco Presidentes, además de comprobar la extensión de los intervalos productores del Plioceno Medio (play Orca). Este hallazgo permitirá incorporar un mayor volumen de reservas de hidrocarburos a las originalmente descubiertas por el pozo Amoca-1.
Solicitud de Modificación de Pozo
Eni México, S. de R.L. de C.V.solicita Modificación del pozo Amoca-3DEL
La CNH autoriza la Modificación del Pozo Amoca-3DEL
Eni México, S. de R.L. de C.V.solicita la autorización de la CNH para perforar pozo Miztón-2DEL
Eni México, S. de R.L. de C.V. solicita a la CNH Modificación del Plan de Evaluación
El Órgano de Gobierno de la CNH, mediante la Resolución CNH.E.28.001/17, aprueba la modificación al Plan de Evaluación al contratista Eni México, S. de R.L. de C.V.
Resultados del pozo Amoca-3DEL
Eni anunció los resultados del pozo Amoca-3DEL. Encontró aceite de 25-27 grados API en areniscas del Plioceno. Con este resultado, eleva su estimación de reservas a 1,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente en el campo Amoca y a 1,300 millones de barriles en toda el Área Contractual 1, de los cuales al menos el 90% es aceite.
Eni México, S. de R.L. de C.V.solicita la autorización de la CNH para perforar pozo Tecoalli-2DEL
La CNH autoriza llevar a cabo la Perforación del pozo Miztón-2DEL mediante la resolución CNH.UTEXP.037/2017
Eni México, S. de R.L. de C.V. solicita la aprobación de la CNH para un periodo adicional de Evaluación
La CNH autoriza llevar a cabo la Perforación del pozo Tecoalli-2DEL mediante la resolución CNH.UTEXP.048/2017
El Órgano de Gobierno de la CNH, mediante la Resolución CNH.E.55.001/17, aprueba el periodo adicional de evaluación al contratista Eni México, S. de R.L. de C.V.
Eni México, S. de R.L. de C.V.solicita la autorización de la CNH para perforar pozo Amoca-4DEL
Eni México, S. de R.L. de C.V.solicita Modificación del pozo Tecoalli-2DEL
La CNH autoriza la Modificación del pozo Tecoalli-2DEL, mediante la resolución CNH.UTEXP.M.005/2017
El Órgano de Gobierno de la CNH aprueba en la Resolución CNH.E.63.001/17 el Programa de Trabajo y Presupuesto 2018 presentado por Eni México, S. de R.L. de C.V., durante su 63ª Sesión Extraordinaria de 2016.
El Órgano de Gobierno de la CNH aprueba en la Resolución CNH.E.63.001/17 la modificación al Plan de Evaluación presentado por Eni México, S. de R.L. de C.V., durante su 63ª Sesión Extraordinaria de 2016.
Eni México, S. de R.L. de C.V. solicita liberación de garantía
La CNH autoriza llevar a cabo la Perforación del pozo Amoca-4DEL mediante la resolución CNH.UTEXP.082/2017
Eni México, S. de R.L. de C.V. presenta, a consideración de la CNH, el Plan de Desarrollo
El Órgano de Gobierno de la CNH aprueba el Plan de Desarrollo, Programa de Trabajo y Presupuesto presentados por Eni México, S. de R.L. de C.V.
1 93° 52′ 30″ 18° 21′ 30″
2 93° 52′ 30″ 18° 21′ 00″
3 93° 51′ 30″ 18° 21′ 00″
4 93° 51′ 30″ 18° 20′ 30″
5 93° 51′ 00″ 18° 20′ 30″
6 93° 51′ 00″ 18° 20′ 00″
7 93° 50′ 30″ 18° 20′ 00″
8 93° 50′ 30″ 18° 19′ 00″
9 93° 53′ 00″ 18° 19′ 00″
10 93° 53′ 00″ 18° 19′ 30″
11 93° 53′ 30″ 18° 19′ 30″
12 93° 53′ 30″ 18° 20′ 00″
13 93° 54′ 00″ 18° 20′ 00″
14 93° 54′ 00″ 18° 21′ 00″
15 93° 53′ 30″ 18° 21′ 00″
16 93° 53′ 30″ 18° 21′ 30″
1 93° 46′ 30″ 18° 25′ 30″
2 93° 46′ 30″ 18° 25′ 00″
3 93° 46′ 00″ 18° 25′ 00″
4 93° 46′ 00″ 18° 23′ 30″
5 93° 47′ 00″ 18° 23′ 30″
6 93° 47′ 00″ 18° 23′ 00″
7 93° 47′ 30″ 18° 23′ 00″
8 93° 47′ 30″ 18° 22′ 30″
9 93° 48′ 00″ 18° 22′ 30″
10 93° 48′ 00″ 18° 23′ 00″
11 93° 48′ 30″ 18° 23′ 00″
12 93° 48′ 30″ 18° 24′ 00″
13 93° 48′ 00″ 18° 24′ 00″
14 93° 48′ 00″ 18° 24′ 30″
15 93° 47′ 30″ 18° 24′ 30″
16 93° 47′ 30″ 18° 25′ 30″
Tecoalli A
1 93° 41′ 30″ 18° 25′ 00″
2 93° 42′ 30″ 18° 25′ 00″
3 93° 42′ 30″ 18° 25′ 30″
4 93° 43′ 00″ 18° 25′ 30″
5 93° 43′ 00″ 18° 28′ 00″
6 93° 42′ 30″ 18° 28′ 00″
7 93° 42′ 30″ 18° 28′ 30″
8 93° 42′ 00″ 18° 28′ 30″
9 93° 42′ 00″ 18° 29′ 30″
10 93° 39′ 30″ 18° 29′ 30″
11 93° 39′ 30″ 18° 29′ 00″
12 93° 41′ 00″ 18° 29′ 00″
13 93° 41′ 00″ 18° 26′ 00″
14 93° 41′ 30″ 18° 26′ 00″
Tecoalli B
1 93° 40′ 30″ 18° 27′ 00″
2 93° 41′ 00″ 18° 27′ 00″
3 93° 41′ 00″ 18° 29′ 00″
4 93° 39′ 00″ 18° 29′ 00″
5 93° 39′ 00″ 18° 28′ 30″
6 93° 39′ 30″ 18° 28′ 30″
7 93° 39′ 30″ 18° 28′ 00″
8 93° 40′ 00″ 18° 28′ 00″
9 93° 40′ 00″ 18° 27′ 30″
10 93° 40′ 30″ 18° 27′ 30″
Todas las formaciones geológicas, con excepción de aquellas que forman parte del Campo donde se ubican los objetivos del pozo Tecoalli-1001
Participación del Estado (%) 83.75
Incremento al programa mínimo de trabajo (%) 33.00
Valor ponderado de la propuesta económica 78.247
Resultados de la Licitación del Área contractual 1 Resultados de la Licitación del Área contractual 1
Nombre del operador ENI México, S. de R.L. de C.V.
Superficie (km2) 67.203
Fecha efectiva (firma del contrato) 30 de noviembre de 2015
Vigencia 2040
Número de Registro Fiduciario RF-C003-2015-003
Fecha de alta en el Registro del Fiduciario 4 de diciembre de 2015
Acta Entrega-Recepción Área contractual 1
Inventario Activo CNH-R01-L02-A1
Empresa ENI INTERNATIONAL B.V.
Socios/Accionistas Eni S.p.A.
Programa Mínimo de Trabajo 195,000
Incremento en el Programa Mínimo 64,350
Total del Contrato 259,350
[Dólares por Barril](2)
Perforación pozo delimitador 135,000 45,000 180,000
Prueba de producción 45,000 15,000 60,000
Registro de rayos gamma 4,500 1,500 6,000
Registros de resistividad 4,500 1,500 6,000
Registros de porosidad 4,500 1,500 6,000
Registro sónico dipolar 4,500 1,500 6,000
Perfil sísmico vertical 4,500 0 4,500
Presiones de formación 4,500 1,500 6,000
Muestras fluidos formación 4,500 1,500 6,000
Imágenes de formación 4,500 1,500 6,000
Núcleos de pared 900 300 1,200
Análisis de núcleos de pared 5,400 1,800 7,200
Estudios PVT 450 150 600
Reprocesamiento sísmico 3D 202 0 202
Total 222,952 72,750 295,702
1. Bienes y servicios 0.27 100% 89.48 9.60% 238.56 9.70% 418.32 9.70%
2. Mano de obra 0.1 2.50% 81.57 20.50% 281.19 44.40% 362.86 35.10%
3. Servicios de Capacitación 0 0.00% 0.32 100.00% 0.32 100.00% 0.64 100.00%
4.Transferencia de tecnología 0 0.00% 2.66 100.00% $2.66 100.00% 5.32 100.00%
4.1. Construcción y operación de centros de investigación y desarrollo 0 0.00% 0 0.00% 0.00% –
4.2. Financiamiento y contribuciones a programas de investigación y desarrollo de tecnología 0 0.00% 0 0.00% 0.00% –
4.3. Valor y regalías de patentes desarrolladas 0 0.00% 0 0.00% 0.00% –
4.4. Formación especializada 0 0.00% 2.66 100.00% 2.66 100.00% 5.32 100.00%
4.5. Selección, adaptación e implementación de tecnologías 0 0.00% 0 0.00% 0.00% –
5. Infraestructura 0 0.00% 0 0.00% 0.00% –
Total 0.37 8.70% 174.04 17.90% 612.74 17.90% 787.15 17.90%
dic-2015 0.00 3,225.96 0.00 0.00 0.00
ene-2016 0.00 40,281.60 0.00 0.00 0.00
feb-2016 0.00 27,959.21 0.00 0.00 0.00
mar-2016 0.00 70,938.20 0.00 0.00 0.00
abr-2016 0.00 558,609.52 0.00 0.00 0.00
may-2016 0.00 254,740.98 0.00 0.00 0.00
jun-2016 0.00 736,936.10 0.00 0.00 0.00
jul-2016 0.00 608,183.27 0.00 0.00 0.00
ago-2016 0.00 548,349.61 0.00 0.00 0.00
sep-2016 0.00 1,656,207.06 0.00 0.00 0.00
oct-2016 0.00 2,646,509.96 0.00 0.00 0.00
nov-2016 0.00 3,933,885.89 0.00 0.00 0.00
dic-2016 0.00 6,017,002.99 0.00 0.00 0.00
ene-2017 0.00 3,949,388.04 0.00 0.00 0.00
feb-2017 0.00 4,702,480.84 0.00 0.00 0.00
mar-2017 0.00 9,332,879.29 0.00 0.00 0.00
abr-2017 0.00 12,842,382.51 0.00 0.00 0.00
may-2017 0.00 8,679,649.35 0.00 0.00 0.00
jun-2017 0.00 8,626,923.30 0.00 0.00 0.00
ago-2017 0.00 16,353,182.07 0.00 0.00 0.00
oct-2017 0.00 15,556,444.61 0.00 0.00 0.00
nov-2017 0.00 28,083,237.74 0.00 0.00 0.00
dic-2017 0.00 16,585,944.42 0.00 0.00 0.00
ene-2018 0.00 24,462,403.76 3,000,000.00 0.00 0.00
feb-2018 0.00 24,519,396.72 261,639.25 0.00 0.00
mar-2018 0.00 180,737.98 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 190,977,880.98 3,261,639.25 0.00 0.00
nov-2015 2,576.12
dic-2015 77,283.45
ene-2016 78,991.75
feb-2016 78,991.75
mar-2016 78,991.75
abr-2016 78,991.75
may-2016 78,991.75
jun-2016 78,991.75
jul-2016 78,991.75
ago-2016 78,991.75
sep-2016 78,991.75
oct-2016 78,991.75
nov-2016 78,991.75
dic-2016 78,991.75
ene-2017 81,598.55
feb-2017 81,598.55
mar-2017 81,598.55
abr-2017 81,598.55
may-2017 81,598.55
jun-2017 81,598.55
jul-2017 81,598.55
ago-2017 81,598.55
sep-2017 81,598.55
oct-2017 81,598.55
nov-2017 81,598.55
dic-2017 81,598.55
ene-2018 87,008.40
feb-2018 87,008.40
mar-2018 87,008.40
abr-2018 87,008.40
may-2018 87,008.40
jun-2018 87,008.40
jul-2018 87,008.40
Dictamen del Plan de Evaluación presentado por ENI México, S. de R.L. de C.V.
Opinión sobre el Presupuesto presentado por ENI México, S. de R.L. de C.V. Área Contractual 1.
Opinión Técnica del Programa de Trabajo presentado por ENI México, S. de R.L. de C.V. Área Contractual 1.
Dictamen Técnico. Modificación del Plan de Evaluación presentado por ENI México, S. de R.L. de C.V. Área Contractual 1.
Dictamen Técnico. Modificaciones al Plan de Evaluación presentado por ENI México, S. de R.L. de C.V. Area Contractual 1.
Dictamen Técnico del Plan de Desarrollo para la Extracción presentado por ENI México, S. de R.L. de C.V.
22ª Sesión Extraordinaria de 2016
65ª Sesión Extraordinaria de 2016
28ª Sesión Extraordinaria de 2017
63ª Sesión Extraordinaria de 2017
45ª Sesión Extraordinaria de 2018
jul-2017 25 507
sep-2017 0 0
oct-2017 0 0
nov-2017 0 0
dic-2017 3 236
feb-2018 28 270
jul-2017 25 2,347
dic-2017 3 0
jul-2017 25 1
dic-2017 3 1

References: resolución 
 Resolución

 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución