Source: http://docplayer.cz/140287698-Vysvetleni-zmena-zadavaci-dokumentace-c-5.html
Timestamp: 2020-07-06 18:13:12+00:00

Document:
VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5 - PDF Free Download
Download "VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5"
1 Zadavatel: Operátor ICT, a.s. se sídlem: Dělnická 213/12, Praha 7 IČO: Veřejná zakázka: Dodávka, podpora a rozvoj SW řešení a mobilní aplikace pro Pražskou turistickou kartu Evidenční číslo VZ: Z VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5 dle 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ ). I. Společnost Operátor ICT, a.s., jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky na základě vlastního rozhodnutí provedl po zhodnocení aktuálního stavu svých potřeb změnu dílčích ustanovení zadávací dokumentace. V souladu s oznámením Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 4 uveřejněným dne na profilu zadavatele na odkaze také zadavatel poskytuje odpovědi na žádosti o vysvětlení dodavatelů, které byly doručeny od tohoto oznámení do vydání změnového dokumentu. II. 1) Bod 4.1 zadávací dokumentace v původním znění: Termín zahájení plnění: ihned po uzavření Smlouvy (předpoklad do jednoho měsíce od ukončení zadávacího řízení) Předpokládaný termín podpisu Smlouvy: listopad/prosinec 2018 Za předpokladu, že nebude možné smlouvu na plnění této veřejné zakázky uzavřít v zadavatelem určeném termínu (například z důvodu trvajícího zadávacího řízení, plynutí blokační lhůty apod.) vyhrazuje si zadavatel právo jednostranně posunout termín uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, a to v závislosti na průběhu zadávacího řízení. Předpokládaný termín ukončení plnění: 5 let od zahájení poskytování Služeb podpory provozu dle Smlouvy 1
2 Plnění veřejné zakázky bude probíhat tak, aby byly splněny následující milníky, resp. nebyly překročeny uvedené termíny. Předpokládaný termín uzavření Smlouvy je časem T, další termíny jsou uvedeny v počtech dnů, není-li výslovně uvedeno jinak. Označení Milníku Milník Nejzazší termín dle zadávací dokumentace A Uzavření Smlouvy T B0 Vytvoření Návrhu realizace T + nejvýše 40 dnů (=T1) B1 Akceptace Návrhu realizace T dnů (= T2) C0 Vytvoření, dodání, zprovoznění Systému v prostředí Objednatele vč. realizace migrace dat (tj. Implementace) a Dokumentace k Systému a jeho protokolární předání k testování a k akceptaci T2 + nejvýše 90 dnů (=T3) C1 Testování Systému T dnů (=T4) D E Ukončení akceptace Implementace vč. Dokumentace = akceptace Díla jako celku Zahájení poskytování Služeb podpory provozu Celková doba plnění od prvního dne milníku B0 do Zahájení poskytování Služeb podpory provozu T dnů (= T5) T5 + 1 den nejvýše 181 dnů ( ) Návrh harmonogramu, plně respektující ve výše uvedené tabulce obsažené závazné požadavky zadavatele na plnění jednotlivých milníků a dále tyto milníky detailněji rozvádějící, bude dodavatelem předložen ve vyplněné příloze č. 6 Smlouvy. Dodavatel v rámci návrhu harmonogramu navrhne zkrácení nejzazších termínů dosažení milníků B0 a C0 výše, přičemž toto zkrácení bude předmětem hodnocení nabídek a bude pro dodavatele v rámci plnění veřejné zakázky závazné. Detailní specifikace hodnocení zkrácení termínů plnění je uvedena v čl. 9.3 této zadávací dokumentace. Termín zahájení plnění: ihned po uzavření Smlouvy (předpoklad do jednoho měsíce od ukončení zadávacího řízení) Předpokládaný termín podpisu Smlouvy: únor/březen 2019 Za předpokladu, že nebude možné smlouvu na plnění této veřejné zakázky uzavřít v zadavatelem určeném termínu (například z důvodu trvajícího zadávacího řízení, plynutí blokační lhůty apod.) vyhrazuje si zadavatel právo jednostranně posunout termín uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, a to v závislosti na průběhu zadávacího řízení. 2/7
3 Předpokládaný termín ukončení plnění: 5 let od zahájení poskytování Služeb podpory provozu dle Smlouvy Plnění veřejné zakázky bude probíhat tak, aby byly splněny následující milníky, resp. nebyly překročeny uvedené termíny. Předpokládaný termín uzavření Smlouvy je časem T, další termíny jsou uvedeny v počtech dnů, není-li výslovně uvedeno jinak. Označení Milníku Milník Nejzazší termín dle zadávací dokumentace A Uzavření Smlouvy T B0 Vytvoření Návrhu realizace T + 40 dnů (=T1) B1 Akceptace Návrhu realizace T dnů (= T2) C0 Vytvoření, dodání, zprovoznění Systému v prostředí Objednatele vč. realizace migrace dat (tj. Implementace) a Dokumentace k Systému a jeho protokolární předání k testování a k akceptaci T2 + nejvýše 90 dnů (=T3) C1 Testování Systému T dnů (=T4) D E Ukončení akceptace Implementace vč. Dokumentace = akceptace Díla jako celku Zahájení poskytování Služeb podpory provozu T dnů (= T5) T5 + 1 den Návrh harmonogramu, plně respektující ve výše uvedené tabulce obsažené závazné požadavky zadavatele na plnění jednotlivých milníků a dále tyto milníky detailněji rozvádějící, bude dodavatelem předložen ve vyplněné příloze č. 6 Smlouvy. Dodavatel v rámci návrhu harmonogramu navrhne zkrácení nejzazšího termínu dosažení milníku C0 výše, přičemž celková doba plnění Milníku C0 bude předmětem hodnocení nabídek a bude pro dodavatele v rámci plnění veřejné zakázky závazné. Detailní specifikace hodnocení je uvedena v čl. 9.3 této zadávací dokumentace. 2) V souvislosti se změnou ad 1) bod. 9.1 zadávací dokumentace, resp. tabulka obsahující dílčí hodnoticí kritéria v původním znění: Dílčí hodnotící kritérium Váha v % A. Nabídková cena v Kč bez DPH 70 B. Celkové zkrácení maximálních termínů oproti požadavkům zadavatele 30 3/7
4 Dílčí hodnotící kritérium Váha v % A. Nabídková cena v Kč bez DPH 70 B. Celková doba plnění Milníku C0 30 3) V souvislosti se změnou ad 1) bod. 9.3 zadávací dokumentace v původním znění: V rámci dílčího hodnotícího kritéria B. Celkové zkrácení maximálních termínů oproti požadavkům zadavatele bude zadavatel hodnotit celkové zkrácení nejzazších termínů pro jednotlivé fáze plnění v kalendářních dnech. Podkladem pro hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude dodavatelem vyplněná příloha č. 6 Smlouvy (Harmonogram). Hodnota relevantní pro hodnocení dle tohoto dílčího hodnotícího kritéria je součet dodavatelem navrženého zkrácení jednotlivých Milníků B0 a C0, uvedený jako položka Celková doba plnění od prvního dne milníku B0 do zahájení poskytování Služeb podpory provozu v pravém sloupci tabulky v příloze č. 6 Smlouvy. Nejlépe hodnocená nabídka dle tohoto dílčího kritéria je nabídkou s nejvýznamnějším celkovým zkrácením termínů, tj. nejnižším počtem kalendářních dnů v položce Celková doba plnění od prvního dne milníku B0 do zahájení poskytování Služeb podpory provozu v pravém sloupci tabulky v příloze č. 6 Smlouvy. Zadavatel výslovně upozorňuje, že se vždy jedná, v souladu se Smlouvou, o kalendářní dny. V rámci dílčího hodnotícího kritéria budou body přiděleny podle následujícího vzorce: Nejnižší Celková doba plnění od milníku B0 do zahájení poskytování Služeb podpory provozu 30 X Celková doba plnění od milníku B0 do zahájení poskytování Služeb podpory provozu v hodnocené nabídce = Počet bodů za kritérium B V rámci dílčího hodnotícího kritéria B. Celkové zkrácení maximálních termínů oproti požadavkům zadavatele bude zadavatel hodnotit dobu plnění dle Milníku C0 v kalendářních dnech. Podkladem pro hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude dodavatelem vyplněná příloha č. 6 Smlouvy (Harmonogram). Hodnota relevantní pro hodnocení dle tohoto dílčího hodnotícího kritéria je dodavatelem navržená doba realizace Milníku C0, v pravém sloupci tabulky v příloze č. 6 Smlouvy. Nejlépe hodnocená nabídka dle tohoto dílčího kritéria je nabídkou s nejnižším počtem kalendářních dnů v Milníku C0 v pravém sloupci tabulky v příloze č. 6 Smlouvy. Zadavatel výslovně upozorňuje, že se vždy jedná, v souladu se Smlouvou, o kalendářní dny. V rámci dílčího hodnotícího kritéria budou body přiděleny podle následujícího vzorce: 30 X Nejnižší Celková doba plnění Milníku C0 = Počet bodů za kritérium B Celková doba plnění Milníku C0 4/7
5 4) V souvislosti se změnami výše popsanými nahrazuje Zadavatel v plném rozsahu Přílohu č. 2 k zadávací dokumentaci s názvem Závazný vzor Smlouvy, dokumentem s názvem OICT_VZ_TK_P2_Smlouva_verze 2. Nový dokument reflektuje změnu ve své příloze č. 6 Harmonogram, v rámci milníku B0, který je nyní napevno stanoven na 40 kalendářních dní a dodavatel tedy vyplňuje pouze jedinou hodnotu v pravém sloupci tabulky v řádku Milníku C0. 5) Bod 4.2 Přílohy č. 1 Kvalifikační dokumentace v odstavci Senior projektový manažer v původním znění: 1. Senior projektový manažer: - ukončené vysokoškolské vzdělání; - minimálně 5 let praxe v oblasti řízení projektů; - certifikace min. dle IPMA B 1. Senior projektový manažer: - ukončené vysokoškolské vzdělání; - minimálně 5 let praxe v oblasti řízení projektů; - certifikace min. dle IPMA B nebo obdobné (PRINCE2 a jiné) 6) Zadavatel dále v plném rozsahu mění Přílohu Příloha č. 5 Funkční a technické požadavky na Systém Katalog požadavků a nahrazuje ji v plném rozsahu dokumentem s názvem OICT_VZ_TK_P5_Funkční a technické požadavky_verze 3 ke Změně ZD5, přiloženým k této změně zadávací dokumentace č. 5. Jedná se o formální změnu struktury dokumentu pro lepší orientaci dodavatelů. Nejde o změny v technickém pojetí řešení systému Turistické karty. II. Dotaz: V dokumentu OICT_VZ_TK_ZD.pdf, kapitola 4.2 Seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dle 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ požaduje zadavatel předložení jmenný seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky (bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli) a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob odpovědných za poskytování příslušných služeb 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ (dále jen realizační tým ). Mino jiné je požadován. 1. Senior projektový manažer: - ukončené vysokoškolské vzdělání; - minimálně 5 let praxe v oblasti řízení projektů; - certifikace min. dle IPMA B Na této pozici je požadována certifikace min. dle IPMA B. 5/7
6 Dotaz číslo 1: Je možné nahradit požadovanou certifikaci jinou mezinárodní certifikací, např. PRINCE2 nebo jinou? Odpověď: Ano. V souladu se změnou, kterou Zadavatel provedl tímto dokumentem v bodu č. 5 výše je možné prokázat certifikací i PRINCE2 a jinou. Dotaz: V dokumentu OICT_VZ_TK_P5_Funkční a technické požadavky_verze 2 změna ZD3.pdf požaduje zadavatel mimo jiné následující. 2.2 Požadavky na vlastnosti Systému BackOffice PVP BackOffice představuje veškerou správu a procesing dat vzniklých v systému. BackOffice se skládá z těchto základních prvků: -- Rozhraní pro administraci systému Rozhraní pro věrnostní systém - nosič bankovní karta PVP Aplikační server zajišťující veškerý procesing na data a komunikaci s předprodejními místy a souvisejícími systémy (součástí dodávky je celkový popis architektury, rozložení do vrstev, škálování aplikačních serverů) Poštovní server zajišťující rozesílání informací klientům (Objednatel předpokládá využití stávajícího serveru) Výkonnostní a softwarové požadavky Hardware (minimální požadavky, zajistí Objednatel): Procesor Intel Xeon E3-1240v6 Paměť RAM 16 GB Diskový prostor serveru min. 500GB v RAID Konektivita do internetu 50/50 Mbps 1TB externího diskového prostoru pro zálohování Software (zajistí Objednatel): MS Windows Server 2012 R2 Standard nebo novější MS SQL Server 2014 Standard nebo novější (zde by bylo dobré vědět jak budou přepážky k SQL přistupovat, licencování není tak jednoduché) Z důvodu bezpečnosti uchování dat doporučuji v serveru použít diskové pole RAID, například RAID1 -dva zrcadlené disky. Na serveru je třeba nainstalovat standardní prvky systému Windows: - Microsoft.NET 3.5 SP1, nebo vyšší - Služba IIS8, nebo vyšší - SQL Server Management studio - Windows Server Backup, nebo jiný zálohovací software V rámci provozu systému se počítá s následujícími počty uživatelů: registrovaných uživatelů současně přistupujících uživatelů přes webové rozhraní a přes mobilní aplikaci Jedná se o kvalifikovaný odhad objednatele, systém proto musí být škálovatelný, aby zvládl i vyšší počty uživatelů. Výkonnost systému nesmí být limitována počtem registrovaných uživatelů. Zadavatel zcela konkrétně definuje platformu (MS Windows), na které chce postavit řešení veřejné zakázky s názvem Dodávka, podpora a rozvoj SW řešení a mobilní aplikace pro Pražskou turistickou kartu. 6/7
7 Tento požadavek lze chápat jako diskriminující, uchazeč je schopen nabídnout požadované řešení na otevřených platformách, na základě kterých bude uchazeč schopen splnit všechny požadavky zadavatele. Dotaz číslo 2: Lze dodat požadované řešení i na jiné / jiných platformě / platformách, než je požadovaná platforma MS Windows s tím, že budou splněny všechny další požadavky zadavatele? Dotaz číslo 3: Jak si má uchazeč vysvětlit konstatování (zde by bylo dobré vědět, jak budou přepážky k SQL přistupovat, licencování není tak jednoduché)? Odpověď: K dotazu č. 2: Zadavatel trvá na platformě MS Windows. Jak vyplývá ze zadávací dokumentace, dodávka HW není předmětem veřejné zakázky a zajišťuje ho Zadavatel. Zadavatel uvedl konkrétní specifikaci, jelikož tuto infrastrukturu má již zakoupenou a hodlá ji pro tento projekt využít. K dotazu č. 3: Jedná se o chybu v textu. Zadavatel uvedený text z dokumentu vypouští. III. Společnost Operátor ICT, a.s. tímto z důvodů provedení výše popsaných změn p r o d l u ž u j e lhůtu pro podání elektronických nabídek stanovenou čl. 13 Zadávací dokumentace, a to od data vydání tohoto dokumentu o celou původní délku, tj. do do 10:00 hod. Ostatní podmínky zůstávají beze změny. V Praze dne Operátor ICT, a.s. 7/7
VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU s názvem Integrační platforma v rámci projektu ehealth
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU s názvem Integrační platforma v rámci projektu ehealth zadávanou dle ust. 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
SLZZ - Technická podpora serverů, diskových polí a souvisejících zařízení HP 2017
Č.j. PPR-22547-9/ČJ-2016-990656 Počet listů: 8 Přílohy: 10/17 (dále též jen ZD ) NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ dle ust. 21 odst. 1 písm a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
Odůvodnění veřejné zakázky na podlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení Chráněné bydlení Vyškov Veřejný zadavatel: Habrovanský zámek, p.o., Jednající: Marcel Funderák, ředitel adresa: Habrovany
V Boskovicích dne 21. července Věc: Zadávací řízení - Oprava opěrné zdi dodatečné informace
V Boskovicích dne 21. července 2016 Věc: Zadávací řízení - Oprava opěrné zdi dodatečné informace V rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v otevřeném řízení dle ust. 27 zákona č. 137/2006
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE s názvem Dodávka, podpora a rozvoj mobilní aplikace pro Multikanálový odbavovací systém zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE s názvem Dodávka, podpora a rozvoj SW řešení pro Multikanálový odbavovací systém a e-shop zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
Výběrové řízení. Informační systém Autoklubu ČR. Autoklub České republiky. Strana 1 z 8
Autoklub České republiky Výběrové řízení Informační systém Autoklubu ČR Strana 1 z 8 AUTOKLUB České republiky, Opletalova 29, 110 00, Praha 1 // www. Autoklub.cz Obsah Identifikační údaje zadavatele...

References: zákona č. 134
 čl. 9
 čl. 9
 čl. 13
 zákona č. 134
 zákona č. 137
 zákona č. 137
 zákona č. 134
 zákona č. 134