Source: http://docplayer.it/18157515-Corridoio-plurimodale-padano.html
Timestamp: 2018-05-21 08:14:14+00:00

Document:
1 CORRIDOIO PLURIMODALE PADANO Accessibilità ferroviaria Malpensa Opere connesse all'expo: tratta Rho-Gallarate e Raccordo Y per la connessione diretta tra Rho-Fiera/Expo e Malpensa SCHEDA N. 13 LOCALIZZAZIONE CUP: TIPOLOGIA OPERA: SOGGETTO TITOLARE: J31J Rete ferroviaria RFI Spa STATO DI ATTUAZIONE Progettazione preliminare ULTIMAZIONE LAVORI
2 CLASSIFICAZIONE INTERVENTO Classificazione: CIPE Legge Obiettivo DESCRIZIONE Il potenziamento della tratta Rho-Gallarate della linea ferroviaria Rho-Arona rientra nel miglioramento dell'accessibilità all'aeroporto di Malpensa, nonchè nel collegamento veloce tra l Italia e la Svizzera. Il progetto, aggiornato e approvato dal CIPE nel 2010, prevede uno sviluppo della lunghezza di circa 25 km e comprende la realizzazione di 4 binari tra Rho e Parabiago e 3 binari tra Parabiago e Gallarate. Il progetto prevede inoltre: la realizzazione del raccordo Y per la connessione a Busto con la linea FM per Malpensa, la nuova fermata di Nerviano, la sistemazione delle stazioni e fermate di Rho, Vanzago e Parabiago, il potenziamento dei parcheggi di interscambio e numerose opere di mitigazione ambientale. DELIBERE CIPE 65/ /2010 (annullata dal TAR) DATI STORICI 2001 Nella delibera CIPE n. 121 l intervento è incluso nell ambito del Corridoio Plurimodale Padano, sistemi ferroviari Accessibilità ferroviaria Malpensa, con un costo di Meuro ed una disponibilità di circa 392 Meuro. La tratta ferroviaria fa anche parte del Potenziamento Sistema Gottardo" 2003 Nell Intesa Generale Quadro tra Governo e la Regione Lombardia dell 11 aprile, l opera è classificata come Potenziamento del Sistema Gottardo: triplicamento tratta Gallarate Rho. Il 10 giugno il progetto preliminare viene trasmesso da RFI al MIT, ai Ministri dell ambiente e per i beni culturali, alla regione Lombardia e agli enti gestori delle interferenze. Nel mese di novembre il Ministero per i beni culturali esprime parere favorevole con prescrizioni 2004 La Regione Lombardia esprime parere favorevole con prescrizioni. La Commissione VIA esprime parere favorevole con prescrizioni. Il progetto risulta incluso nel Piano delle Priorità degli Investimenti (PPI) di RFI e tra i nuovi progetti Legge Obiettivo con un costo di 287 Meuro. Il CIPE, con delibera n. 91, approva il PPI di RFI Il MIT trasmette la relazione istruttoria sul progetto preliminare del potenziamento della linea Rho-Arona, tratto Rho- Gallarate. Il MIT fornisce chiarimenti in merito al progetto ed invia una versione revisionata della relazione istruttoria. Il CIPE, con delibera n. 65, approva il progetto preliminare con prescrizioni: il costo complessivo ammonta a 302,45 Meuro comprensivi di 15,45 Meuro per i maggiori oneri derivanti dalle prescrizioni; il finanziamento viene rinviato all approvazione del progetto definitivo, in considerazione del fatto che all infrastruttura Accessibilità ferroviaria Malpensa sono già stati assegnati, in precedenti delibere, 48,5 Meuro; l anno di attivazione dell infrastruttura è indicato nel Nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS, il potenziamento linea Rho-Arona: tratta Rho-Gallarate figura quale sub-intervento dell accessibilità ferroviaria Malpensa.
3 2007 Il MIT, la regione Lombardia, l ANAS e RFI firmano un Protocollo d intesa per il completamento delle opere di accesso a Malpensa: per l intervento triplicamento della tratta Rho-Gallarate, il costo previsto è di 302,4 Meuro, come da esito della progettazione preliminare approvata dal CIPE, interamente da finanziare. Il progetto comprende anche il raccordo Y di collegamento della linea RFI direzione Gallarate con la linea della Ferrovie Nord Saronno- Malpensa, direzione Malpensa, del costo previsto di ulteriori 48 Meuro, in assenza di specifica progettazione, per cui il costo complessivo previsto dell opera è di 350 Meuro. Il MIT si impegna a garantire i finanziamenti necessari per la progettazione e per la realizzazione dell intervento rendendo disponibili, nel 2007, 10 Meuro per la redazione del progetto definitivo del triplicamento e per lo studio di fattibilità e la successiva progettazione del raccordo Y, da avviare a realizzazione entro il Il 22 ottobre viene emanato il DPCM recante "Interventi necessari per la realizzazione dell Expo Milano 2015" successivamente modificato dal DPCM 7 aprile 2009, integrato dal DPCM 1 marzo 2010 e sostituito dal DPCM 6 maggio Il decreto ha istituito gli organi che provvedono a porre in essere tutti gli interventi necessari per la realizzazione dell'expo, vale a dire le opere essenziali e le attività di organizzazione e di gestione dell'evento (tali opere sono quindi indicate analiticamente nell allegato 1 al decreto), nonché le opere connesse (descritte nell allegato 2), secondo quanto previsto nel dossier di candidatura approvato dal BIE. L opera "Terzo binario Rho-Gallarate" è inserita tra le opere connesse all'interno della rete ferroviaria Il 31 luglio Italferr, per conto di RFI, pubblica l avviso di avvio del procedimento finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilità. Il 7 agosto, Italferr, che ha redatto la progettazione in qualità di soggetto tecnico di RFI, trasmette il progetto definitivo al MIT e agli altri Enti interessati. La Regione Lombardia, con delibera 7 ottobre 2009, n , esprime parere favorevole sul progetto definitivo, condizionato al recepimento di prescrizioni e raccomandazioni. La Conferenza di Servizi istruttoria si è svolta il giorno 8 ottobre La Commissione tecnica di valutazione di impatto ambientale VIA e VAS, con parere 383 del 30 novembre 2009, esprime parere favorevole RFI riferisce che a causa della scarsità delle risorse finanziarie ha operato una rimodulazione del CdP utilizzando il finanziamento di 90 Meuro previsto per la realizzazione del progetto Nuova linea Passo Corese-Rieti per completare il finanziamento del progetto potenziamento della linea ferroviaria Rho Gallarate (progettazione e 1^ fase ). Tale rimodulazione si configura quale mera anticipazione delle risorse necessarie per far fronte all urgenza di completare la rete ferroviaria a disposizione dell Expo 2015, da reintegrare in occasione dell aggiornamento 2010 del contratto di programma di RFI. Il CIPE, con delibera n. 27 del 13 maggio, esprime parere favorevole sullo schema di aggiornamento 2009 del CdP RFI Nella stessa seduta il CIPE, con delibera n. 33, approva il progetto definitivo del primo lotto funzionale Rho - Parabiago del "Potenziamento della linea Rho - Arona, tratta Gallarate Rho", del costo di 401,8, Meuro e assegna un contributo di 282 Meuro a valere sui fondi Legge obiettivo. Il CIPE quindi revoca il contributo di 89,8 Meuro, a valere sui fondi Legge obiettivo, assegnato con la delibera n. 105/2006 a favore della «Nuova linea Passo Corese - Rieti» e lo assegna al primo lotto funzionale della Rho-Gallarate; autorizza inoltre RFI Spa ad utilizzare, per un importo di 20 Meuro, risorse assegnate al progetto «Risanamento acustico ambientale» nel CdP Nell Allegato Infrastrutture alla DFP l opera "Malpensa: potenziamento Gallarate - Rho realizzazione 3 Binario" è riportata nelle tabelle: 1: Programma delle Infrastrutture Strategiche Aggiornamento 2010 ; 3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2 ; 5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE Nella seduta del 4 novembre la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.lgs. 281/97 sancisce l'accordo sull'allegato Infrastrutture.
4 Nel CdP RFI , aggiornamento 2009, sottoscritto il 23 dicembre, sono compresi gli interventi: "Potenziamento linea Gallarate-Rho (Progettazione + 1^ Fase)" tra le opere in corso, tabella A03-Sviluppo infrastrutturale rete convenzionale, con un Costo a Vita Intera di 392 Meuro, di cui 7 contabilizzati al 2009, 10 Meuro di risorse al 2008, 90 Meuro di riallocazione risorse per esigenze prioritarie, 292 Meuro di risorse aggiuntive 2009 a valere sui fondi Legge obiettivo/fas; "Potenziamento linea Gallarate-Rho (Completamento)" tra le opere programmatiche, tabella A03-Sviluppo infrastrutturale rete convenzionale, con un Costo a Vita Intera di 220 Meuro da reperire Aprile Nell Allegato Infrastrutture al DEF 2011 l'opera "Malpensa: potenziamento Gallarate - Rho realizzazione 3 Binario" è riportata divisa in due stralci, nelle tabelle: 1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011 ; 3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2 ; 5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE (marzo). Dalla rilevazione dell AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, risulta completata la progettazione definitiva ed in gara, mediante appalto integrato, i lavori relativi all'intervento 1 "PRG Rho - opere civili armamento trazione elettrica" del 1 lotto funzionale (quadruplicamento fino a Parabiago e prima fase Raccordo Y). Restano da affidare gli altri 3 interventi del 1 lotto funzionale nonché il 2 lotto funzionale (triplicamento da Parabiago a Gallarate + completamenti) Dicembre Nell Allegato Infrastrutture al DEF 2011 (aggiornamento settembre 2011) l opera è riportata nelle stesse tabelle di aprile. E' inoltre presente nella tabella D: Elenco opere confermate: legge 111/2011, art 32, comma 7. Dalla rilevazione dell AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 30 dicembre 2011, risulta sottoscritto il contratto per la realizzazione dei lavori relativi all'intervento "PRG Rho - opere civili armamento trazione elettrica", per i quali si prevede di avviare i lavori ad agosto 2012 e la loro ultimazione ad ottobre 2015, ed in gara, mediante appalto integrato, i lavori relativi all'intervento "Opere civili linea Rho", per i quali si prevede di avviare i lavori a gennaio 2013 e la loro ultimazione a gennaio Restano da affidare gli altri 2 interventi del 1 lotto funzionale nonché il 2 lotto funzionale (triplicamento da Parabiago a Gallarate + completamenti) Settembre L'opera è riportata nell'allegato Infrastrutture-Rapporto intermedio di aprile 2012: allegato 1, opere confermate; allegato 5, quadro riepilogativo degli interventi del PIS. Nel CdP RFI , aggiornamento 2010/2011, sottoscritto tra il MIT e RFI SpA il 21 maggio 2012, sono riportati gli interventi: "Potenziamento linea Gallarate-Rho (Progettazione + 1^ Fase)" tra le opere in corso (tabella A03/A04 - Sviluppo infrastrutturale), con un Costo a Vita Intera di 402 Meuro, interamente disponibili, di cui 12 contabilizzati al 2010; "Potenziamento linea Gallarate-Rho (Completamento)" tra le opere programmatiche (tabella 03/04 - Sviluppo infrastrutturale), con un Costo a Vita Intera di 326 Meuro da reperire. Il T.a.r. Lombardia Milano, con sentenza n /2012 del 09/07/2012, a seguito del ricorso presentato dal comitato civico contro il potenziamento ferrovia della tratta Rho-Parabiago, annulla la delibera CIPE n. 33/2010 di approvazione del progetto definitivo del primo lotto funzionale Rho - Parabiago. Tale sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n /2012REG.PROV.COLL., n /2012 REG.RIC., n /2012 REG.RIC. del 21 dicembre L'opera, suddivisa in due interventi, è riportata nel 10 Allegato Infrastrutture al DEF 2012 (aggiornamento di settembre 2012): Tabella 0, Programma Infrastrutture Strategiche. Inoltre, il "1 lotto Rho-Parabiago" è riportato nella Tabella 1, Opere in realizzazione e/o completate del PIS, e il "2 lotto Parabiago-Gallarate" nella Tabella 2, Opere in fase di progettazione del PIS. Dalla rilevazione dell AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 30 settembre 2012, risulta sottoscritto il contratto per la realizzazione dei lavori relativi all'intervento "PRG Rho - opere civili armamento trazione elettrica", per i quali si prevede l'avvio dei lavori a dicembre 2012 e la loro ultimazione a febbraio 2016, ed in gara, mediante appalto integrato, i lavori relativi all'intervento "Opere civili linea
5 Rho", per i quali si prevede di avviare i lavori ad agosto 2013 e la loro ultimazione a settembre Restano da affidare gli altri 2 interventi del 1 lotto funzionale, nonché il 2 lotto funzionale (triplicamento da Parabiago a Gallarate + completamenti) Dicembre Nella seduta del 6 dicembre la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.lgs. 281/97 sancisce l'intesa sul Programma delle infrastrutture strategiche allegato alla Nota di aggiornamento del DEF Allegato infrastrutture. Il CIPE, con delibera n. 136 del 21 dicembre, esprime parere favorevole sull'allegato Infrastrutture al DEF Giugno Il 6 maggio viene emanato il DPCM Nomina del Commissario unico delegato del Governo per EXPO Milano 2015 che sostituisce il DPCM 22 ottobre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni. L opera "Terzo binario Rho- Gallarate" è inserita tra le opere connesse all'interno della rete ferroviaria di cui all'allegato 2. L'opera è riportata nell XI Allegato Infrastrutture al DEF 2013: Tabella 1 - Le opere in realizzazione del Programma Infrastrutture Strategiche nel perimetro del deliberato CIPE il patrimonio infrastrutturale consolidato Gallarate Rho: 1 Lotto Rho-Parabiago; Tabella 2 - Le opere in progettazione del deliberato CIPE Gallarate Rho: 2 Lotto Parabiago-Gallarate Ottobre L'opera è riportata nell XI Allegato Infrastrutture al DEF 2013 (aggiornamento di settembre 2013), Tabelle: 0 - Programma Infrastrutture Strategiche (PIS) Avanzamento complessivo, lotti 1 e 2; 1B - Perimetro interventi deliberati dal CIPE ( settembre) Opere in istruttoria, lotto 2. Dalla rilevazione dell AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 ottobre 2013, si rileva che a seguito dell'annullamento della delibera CIPE n. 33/2010, di approvazione del progetto definitivo del primo lotto funzionale Rho - Parabiago, da parte del TAR per la Lombardia (sentenza n /2012 del 09/07/2012 confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n /2012) sono stati sospesi il contratto per la realizzazione dei lavori relativi all'intervento "PRG Rho - opere civili armamento trazione elettrica" e la gara per l'affidamento delle "Opere civili linea Rho" e risultano in corso di definizione le modalità per il riavvio dell'iter approvativo per il conseguimento della nuova approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo Giugno L art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, ha revocato le assegnazioni disposte dal CIPE con la delibera n. 33 del 13 maggio L'opera è riportata nel XII Allegato Infrastrutture al DEF 2014, Tabelle: III.1-1 Corridoio Mediterraneo; A.1-1 Tabella 0 - Avanzamento Programma Infrastrutture Strategiche. Nella seduta del 16 aprile la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.lgs. 281/97 sancisce l'intesa sul Programma delle infrastrutture strategiche allegato alla Nota di aggiornamento del DEF Allegato infrastrutture Dicembre Il CIPE, con delibera n. 26 del 1 agosto 2014, esprime parere favorevole sull'allegato Infrastrutture alla Nota di aggiornamento del DEF Nel CdP RFI , sottoscritto tra il MIT e RFI Spa l 8 agosto 2014, l opera Potenziamento linea Gallarate-Rho è riportata nella Tabella A Portafoglio investimenti in corso e programmatici A04 Potenziamento e sviluppo infrastrutturale Rete Convenzionale/Alta Capacità, con un costo di 728 Meuro, una copertura finanziaria complessiva di 20 Meuro da risorse MEF e un fabbisogno di 708 Meuro. L'opera è riportata nel XII Allegato Infrastrutture al DEF 2014 (aggiornamento di settembre 2014): Tabella delle revoche e delle riassegnazioni di legge Obiettivo; Tabella 0 Stato dell arte e degli avanzamenti del Programma Infrastrutture Strategiche, articolata in 2 interventi (1 Lotto Rho-Parabiago e 2 Lotto Parabiago-Gallarate); Tabella 0.1 Il programmatico: le opere in progettazione (1 Lotto Rho-Parabiago e 2 Lotto Parabiago-Gallarate Marzo Con decreto interministeriale n. 158 del 18 maggio 2015 è approvato il CdP RFI parte investimenti, sottoscritto in data 8 agosto 2014 tra RFI SpA e il MIT.
6 COSTO PRESUNTO (milioni di euro) Costo al 21 dicembre 2001 N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001 Previsione di costo al 30 aprile ,000 Fonte: RFI Spa Previsione di costo al 30 aprile ,450 Fonte: RFI Spa Costo al 6 aprile 2006 N.D. Fonte: Delibera CIPE 130/2006 Previsione di costo al 30 aprile ,450 Fonte: Delibera CIPE 65/2005 Costo al 30 giugno 2008 N.D. Fonte: DPEF Previsione di costo al 30 aprile ,450 Fonte: Delibera CIPE 10/2009 Previsione di costo al 30 aprile ,000 Fonte: RFI Spa Costo ad aprile ,700 Fonte: DEF 2011 Previsione di costo al 30 aprile ,700 Fonte: Delibera CIPE 33/2010 Costo al 30 giugno ,700 Fonte: DEF 2011 (aggiornamento settembre 2011) Previsione di costo al 31 dicembre ,700 Fonte: Delibera CIPE 33/2010 Costo a giugno ,700 Fonte: DEF 2012 (aggiornamento settembre 2012) Previsione di costo al 30 settembre 727,700 Fonte: Delibera CIPE 33/ Costo a dicembre ,700 Fonte: DEF 2012 (delibera CIPE 136/2012) Costo a settembre ,700 Fonte: DEF 2013 (aggiornamento settembre 2013) Previsione di costo al 31 ottobre ,700 Fonte: Delibera CIPE 33/2010 Costo ad agosto ,700 Fonte: Delibera CIPE 26/2014 Costo a settembre ,700 Fonte: DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014) Previsione di costo al 31 dicembre ,700 Fonte: Delibera CIPE 33/2010 Previsione di costo al 31 marzo ,700 Fonte: Delibera CIPE 33/2010 QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro) Disponibilità indicate nella delibera CIPE 121/01 e successivi aggiornamenti: Risorse disponibili al 21 dicembre 2001 N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001 Risorse disponibili ad aprile ,800 Fonte: DEF 2011 Risorse disponibili al 30 giugno ,800 Fonte: DEF 2011 (aggiornamento settembre 2011) Risorse disponibili a giugno ,800 Fonte: DEF 2012 (aggiornamento settembre 2012) Risorse disponibili a dicembre ,800 Fonte: DEF 2012 (delibera CIPE 136/2012) Risorse disponibili a settembre ,800 Fonte: DEF 2013 (aggiornamento settembre 2013) Risorse disponibili ad agosto ,800 Fonte: Delibera CIPE 26/2014 Risorse disponibili a settembre ,800 Fonte: DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014) Disponibilità al 31 dicembre 2014: 20,000 RFI Spa Fabbisogno residuo al 31 dicembre 2014: 20,000 Fonte: CdP RFI , Decreto-Legge 145/2013 e Delibera CIPE 33/ ,700
7 NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO Intesa Generale Quadro tra il Governo e la Regione Lombardia del 11 Aprile 2003 Delibera di Giunta Regione Lombardia n. VII/16381 del 13 Febbraio 2004 PPI RFI Spa del Aprile 2004 Delibera CIPE 91/2004 del 20 Dicembre 2004 Delibera CIPE 65/2005 del 27 Maggio 2005 Protocollo d Intesa Regione Lombardia del Marzo 2007 DPCM del 22 Ottobre 2008 DPCM del 7 Aprile 2009 CdP RFI , aggiornamento 2008 del 8 Giugno 2009 DPCM del 1 Marzo 2010 Nota informativa RFI Spa sullo stato di avanzamento del progetto Nuova linea Passo Corese-Rieti del Aprile 2010 Delibera CIPE 33/2010 del 13 Maggio 2010 CdP RFI , aggiornamento 2009 del 23 Dicembre 2010 CdP RFI , aggiornamento 2010/2011 del 21 Maggio 2012 Sentenza T.a.r. Lombardia Milano n /2012 REG.PROV.COLL. del 9 Luglio 2012 Sentenza Consiglio di Stato n /2012REG.PROV.COLL., n /2012 REG.RIC., n /2012 REG.RIC. del 21 Dicembre 2012 DPCM del 6 Maggio 2013 Decreto-Legge n. 145 del 23 Dicembre 2013 CdP RFI del 8 Agosto 2014 Decreto interministeriale n. 158 del 18 Maggio 2015 SITI INTERNET UFFICIALI Potenziamento della linea Rho-Gallarate: 1 lotto funzionale (quadruplicamento fino a Parabiago e prima fase Raccordo Y) STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) PROGETTAZIONE: Livello di progettazione raggiunto: Conferenza di servizi: Conclusa CIPE: Si Importo lavori: ,00 Servizio: Interno Costo progettazione interno: ,00 Data inizio: 30/09/2008 Data fine: 30/07/2009
8 AFFIDAMENTO LAVORI: Soggetto aggiudicatore: Modalità di selezione: Procedura: Sistema di realizzazione: Appalto integrato Criterio di aggiudicazione: Fase progettuale a base di gara: Tempi di esecuzione: Progettazione: Lavori: Data bando: CIG/CUI: Data aggiudicazione: Tipo aggiudicatario: Nome aggiudicatario: Codice fiscale aggiudicatario: Data contratto: Quadro economico: Importo a base gara: Importo oneri per la sicurezza: Importo complessivo a base di gara: Importo aggiudicazione: % Ribasso di aggiudicazione: % Rialzo di aggiudicazione: Con sentenza il Tar Lombardia ha annullato la delibera CIPE 33/10 di approvazione del Progetto definitivo, confermata dalla sentenza n 06959/2012 del Consiglio di Stato ESECUZIONE LAVORI: Stato avanzamento lavori: Data presunta inizio lavori: Data presunta fine lavori: Stato avanzamento importo: Stato avanzamento percentuale: Data effettiva inizio lavori: Data effettiva fine lavori: Data presunta fine lavori varianti: Tempi realizzazione: Data collaudo statico: Data collaudo tecnicoamministrativo: Contenzioso: Totale riserve definite: Importo totale riserve definite: Totale riserve da definire:
9 Sospensione lavori: Totale giorni sospensione: Varianti: Giorni proroga totali: Motivi: Altri motivi: Importo: Importo oneri sicurezza: PRG Rho opere civili armamento trazione elettrica STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) PROGETTAZIONE: Livello di progettazione raggiunto: Conferenza di servizi: CIPE: No Importo lavori: ,00 Servizio: Interno Costo progettazione interno: ,00 Data inizio: 30/09/2008 Data fine: 30/07/2009 Le date di progettazione si riferiscono alla sola PD. Il costo della progettazione della PD si riferisce all'intero lotto 1 (PRG Rho, Quadruplicamento linea, ACC di Rho e Impianti di Segnalamento). Servizio di progettazione a cura della Società Italferr - facente parte del Gruppo Ferrovie dello Stato SpA CON SENTENZA IL TAR LOMBARDIA HA ANNULLATO LA DELIBERA CIPE 33/10 DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, CONFERMATA DALLA SENTENZA N 06959/2012 DEL CONSIGLIO DI STATO AFFIDAMENTO LAVORI: Soggetto aggiudicatore: Modalità di selezione: Procedura: Sistema di realizzazione: RFI Spa Affidamento con bando Procedura ristretta Appalto integrato
10 Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso Fase progettuale a base di gara: Definitivo Tempi di esecuzione: Progettazione: 120 giorni Lavori: 1139 giorni Data bando: 07/04/2011 CIG/CUI: E47 Data aggiudicazione: 18/07/2011 Tipo aggiudicatario: ATI Nome aggiudicatario: SALCEF SpA- Bonciani SpA Codice fiscale aggiudicatario: Data contratto: 19/12/2011 Quadro economico: Importo a base gara: ,67 Importo oneri per la sicurezza: ,55 Importo complessivo a base di gara: ,22 Importo aggiudicazione: ,70 Totale: ,70 % Ribasso di aggiudicazione: 28,83 % Rialzo di aggiudicazione: Attività sospese in esito alla sentenza del Consiglio di Stato ESECUZIONE LAVORI: Stato avanzamento lavori: Data presunta inizio lavori: 20/06/2014 Data presunta fine lavori: 02/08/2017 Stato avanzamento importo: Stato avanzamento percentuale: Data effettiva inizio lavori: Data effettiva fine lavori: Data presunta fine lavori varianti: 02/08/2017 Tempi realizzazione: Data collaudo statico: Data collaudo tecnicoamministrativo: Contenzioso: Totale riserve definite: Importo totale riserve definite: Totale riserve da definire: CON SENTENZA IL TAR LOMBARDIA HA ANNULLATO LA DELIBERA CIPE 33/10 DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, CONFERMATA DALLA SENTENZA N 06959/2012 DEL CONSIGLIO DI STATO. Sono in corso di definizione le modalità per il riavvio dell'iter approvativo, finalizzato al conseguimento della nuova approvazione CIPE del PD Sospensione lavori: Totale giorni sospensione:
11 Varianti: Giorni proroga totali: Motivi: Altri motivi: Importo: Importo oneri sicurezza: Opere civili linea Rho STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) PROGETTAZIONE: Livello di progettazione raggiunto: Conferenza di servizi: CIPE: No Importo lavori: ,30 Servizio: Interno Costo progettazione interno: ,00 Data inizio: 30/09/2008 Data fine: 30/07/2009 Le date di progettazione si riferiscono alla sola PD. Il costo della progettazione della PD si riferisce all'intero lotto 1 (PRG Rho, Quadruplicamento linea Rho-Parabiago, ACC di Rho e Impianti di Segnalamento). Servizio di progettazione a cura della Società Italferr - facente parte del Gruppo Ferrovie dello Stato SpA CON SENTENZA IL TAR LOMBARDIA HA ANNULLATO LA DELIBERA CIPE 33/10 DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, CONFERMATA DALLA SENTENZA N 06959/2012 DEL CONSIGLIO DI STATO. AFFIDAMENTO LAVORI: Soggetto aggiudicatore: Modalità di selezione: Procedura: Sistema di realizzazione: Criterio di aggiudicazione: Fase progettuale a base di gara: Tempi di esecuzione: Progettazione: Lavori: RFI Spa Affidamento con bando Procedura aperta Appalto integrato Prezzo più basso Definitivo 180 giorni 1464 giorni
12 Data bando: 13/06/2011 CIG/CUI: Data aggiudicazione: Tipo aggiudicatario: Nome aggiudicatario: Codice fiscale aggiudicatario: Data contratto: Quadro economico: Importo a base gara: ,86 Importo oneri per la sicurezza: ,57 Importo complessivo a base di gara: ,43 Importo aggiudicazione: Totale: ,43 % Ribasso di aggiudicazione: % Rialzo di aggiudicazione: Gara al momento sospesa in esito alle sentenze del TAR e Consiglio di Stato ESECUZIONE LAVORI: Stato avanzamento lavori: Data presunta inizio lavori: 12/03/2015 Data presunta fine lavori: 15/03/2019 Stato avanzamento importo: Stato avanzamento percentuale: Data effettiva inizio lavori: Data effettiva fine lavori: Data presunta fine lavori varianti: 15/03/2019 Tempi realizzazione: Data collaudo statico: Data collaudo tecnicoamministrativo: Contenzioso: Totale riserve definite: Importo totale riserve definite: Totale riserve da definire: CON SENTENZA IL TAR LOMBARDIA HA ANNULLATO LA DELIBERA CIPE 33/10 DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, CONFERMATA DALLA SENTENZA N 06959/2012 DEL CONSIGLIO DI STATO. Sono in corso di definizione le modalità per il riavvio dell'iter approvativo, finalizzato al conseguimento della nuova approvazione CIPE del PD Sospensione lavori: Totale giorni sospensione: Varianti:
13 Giorni proroga totali: Motivi: Altri motivi: Importo: Importo oneri sicurezza: Impianti di segnalamento ACC di Rho (apparati computerizzati per scambi ferroviari) STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) PROGETTAZIONE: Livello di progettazione raggiunto: Conferenza di servizi: CIPE: No Importo lavori: ,09 Servizio: Interno Costo progettazione interno: ,00 Data inizio: 30/09/2008 Data fine: 30/07/2009 Le date di progettazione si riferiscono alla sola PD. Il costo della progettazione della PD si riferisce all'intero lotto 1 (PRG Rho, Quadruplicamento linea Rho-Parabiago, ACC di Rho e Impianti di Segnalamento). Servizio di progettazione a cura della Società Italferr - facente parte del Gruppo Ferrovie dello Stato SpA CON SENTENZA IL TAR LOMBARDIA HA ANNULLATO LA DELIBERA CIPE 33/10 DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, CONFERMATA DALLA SENTENZA N 06959/2012 DEL CONSIGLIO DI STATO AFFIDAMENTO LAVORI: Soggetto aggiudicatore: Modalità di selezione: Procedura: Sistema di realizzazione: Criterio di aggiudicazione: Fase progettuale a base di gara: Tempi di esecuzione: Progettazione: Lavori: Data bando: CIG/CUI: Data aggiudicazione: Tipo aggiudicatario: Appalto integrato
14 Nome aggiudicatario: Codice fiscale aggiudicatario: Data contratto: Quadro economico: Importo a base gara: Importo oneri per la sicurezza: Importo complessivo a base di gara: Importo aggiudicazione: % Ribasso di aggiudicazione: % Rialzo di aggiudicazione: Con sentenza il Tar Lombardia ha annullato la delibera CIPE 33/10 di approvazione del Progetto definitivo, confermata dalla sentenza n 06959/2012 del Consiglio di Stato ESECUZIONE LAVORI: Stato avanzamento lavori: Data presunta inizio lavori: Data presunta fine lavori: Stato avanzamento importo: Stato avanzamento percentuale: Data effettiva inizio lavori: Data effettiva fine lavori: Data presunta fine lavori varianti: Tempi realizzazione: Data collaudo statico: Data collaudo tecnicoamministrativo: Contenzioso: Totale riserve definite: Importo totale riserve definite: Totale riserve da definire: Sospensione lavori: Totale giorni sospensione: Varianti: Giorni proroga totali: Motivi: Altri motivi: Importo: Importo oneri sicurezza:
15 Impianto di segnalamento STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) PROGETTAZIONE: Livello di progettazione raggiunto: Conferenza di servizi: CIPE: No Importo lavori: ,00 Servizio: Interno Costo progettazione interno: ,00 Data inizio: 30/09/2008 Data fine: 30/07/2009 Le date di progettazione si riferiscono alla sola PD. Il costo della progettazione della PD si riferisce all'intero lotto 1 (PRG Rho, Quadruplicamento linea Rho-Parabiago, ACC di Rho e Impianti di Segnalamento). Servizio di progettazione a cura della Società Italferr - facente parte del Gruppo Ferrovie dello Stato SpA CON SENTENZA IL TAR LOMBARDIA HA ANNULLATO LA DELIBERA CIPE 33/10 DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, CONFERMATA DALLA SENTENZA N 06959/2012 DEL CONSIGLIO DI STATO AFFIDAMENTO LAVORI: Soggetto aggiudicatore: Modalità di selezione: Procedura: Sistema di realizzazione: Criterio di aggiudicazione: Fase progettuale a base di gara: Tempi di esecuzione: Progettazione: Lavori: Data bando: CIG/CUI: Data aggiudicazione: Tipo aggiudicatario: Nome aggiudicatario: Codice fiscale aggiudicatario: Data contratto: Quadro economico: Importo a base gara: Importo oneri per la sicurezza: Importo complessivo a base di gara: Importo aggiudicazione: Appalto integrato
16 % Ribasso di aggiudicazione: % Rialzo di aggiudicazione: ESECUZIONE LAVORI: Stato avanzamento lavori: Data presunta inizio lavori: Data presunta fine lavori: Stato avanzamento importo: Stato avanzamento percentuale: Data effettiva inizio lavori: Data effettiva fine lavori: Data presunta fine lavori varianti: Tempi realizzazione: Data collaudo statico: Data collaudo tecnicoamministrativo: Contenzioso: Totale riserve definite: Importo totale riserve definite: Totale riserve da definire: Sospensione lavori: Totale giorni sospensione: Varianti: Giorni proroga totali: Motivi: Altri motivi: Importo: Importo oneri sicurezza: Potenziamento della linea Rho-Gallarate: 2 lotto funzionale (triplicamento da Parabiago a Gallarate + completamenti)
17 STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) PROGETTAZIONE: Livello di progettazione raggiunto: Conferenza di servizi: CIPE: No Importo lavori: ,00 Servizio: Interno Costo progettazione interno: ,00 Data inizio: 30/09/2008 Data fine: 30/07/2009 Le date di progettazione si riferiscono alla sola PD. Servizio di progettazione a cura della Società Italferr - facente parte del Gruppo Ferrovie dello Stato SpA AFFIDAMENTO LAVORI: Soggetto aggiudicatore: Modalità di selezione: Procedura: Sistema di realizzazione: Appalto integrato Criterio di aggiudicazione: Fase progettuale a base di gara: Tempi di esecuzione: Progettazione: Lavori: Data bando: CIG/CUI: Data aggiudicazione: Tipo aggiudicatario: Nome aggiudicatario: Codice fiscale aggiudicatario: Data contratto: Quadro economico: Importo a base gara: Importo oneri per la sicurezza: Importo complessivo a base di gara: Importo aggiudicazione: % Ribasso di aggiudicazione: % Rialzo di aggiudicazione: ESECUZIONE LAVORI: Stato avanzamento lavori: Data presunta inizio lavori: Data presunta fine lavori:
18 Stato avanzamento importo: Stato avanzamento percentuale: Data effettiva inizio lavori: Data effettiva fine lavori: Data presunta fine lavori varianti: Tempi realizzazione: Data collaudo statico: Data collaudo tecnicoamministrativo: Contenzioso: Totale riserve definite: Importo totale riserve definite: Totale riserve da definire: Sospensione lavori: Totale giorni sospensione: Varianti: Giorni proroga totali: Motivi: Altri motivi: Importo: Importo oneri sicurezza:

References: sentenza 
 sentenza 
 sentenza 
 sentenza 
 art. 13
 Sentenza 
 Sentenza 
 sentenza 
 sentenza 
 SENTENZA 
 SENTENZA 
 sentenza 
 SENTENZA 
 SENTENZA 
 SENTENZA 
 SENTENZA 
 SENTENZA 
 SENTENZA 
 SENTENZA 
 SENTENZA 
 sentenza 
 sentenza 
 SENTENZA 
 SENTENZA