Source: http://docplayer.cz/699116-Prirucka-pro-prijemce-financni-podpory-z-operacniho-programu-vzdelavani-pro-konkurenceschopnost.html
Timestamp: 2018-01-21 14:35:19+00:00

Document:
1 Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 4 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI:
3 Obsah: ÚVOD 8 1. PROCES OD ROZHODNUTÍ O PŘIDĚLENÍ FINANČNÍ PODPORY PO UZAVŘENÍ SMLUVNÍHO ZÁVAZKU Poskytnutí finanční podpory ţadateli Formy přidělení finančních prostředků Vyrozumění o schválení ţádosti o finanční podporu z OP VK Doklady potřebné ke smluvnímu zajištění přidělení podpory (zajištění právního aktu) Přidělení finanční podpory PROCESY A PRAVIDLA REALIZACE PROJEKTU Doba realizace projektu Zahájení projektu Ukončení realizace projektu Délka trvání projektů Ukončení projektu v jiném reţimu Ukončení projektu příjemcem Neoprávněné předčasné ukončení realizace projektu Pozastavení podpory z OP VK Řízení o odnětí podpory Harmonogram projektu Námitky příjemců a jejich řešení Autorská práva k produktům vytvořeným v rámci realizace projektu PRAVIDLA PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ Změny projektu a doplnění projektu Nepodstatné změny projektu Podstatné změny projektu TYPY PARTNERSTVÍ PŘI REALIZACI PROJEKTU A VZÁJEMNÉ VZTAHY PŘÍJEMCE DOTACE A PARTNERA Principy a podmínky partnerství Principy partnerství Podmínky partnerství Typy partnerství Partner s finančním příspěvkem Úhrady vynaloţených způsobilých výdajů mezi příjemcem a partnerem s finančním Povinnosti příjemce při partnerství 27 3
4 4.4 Spolupráce partnerů při realizaci projektu Odstoupení partnera v průběhu realizace projektu PROCESY A PRAVIDLA FINANČNÍHO ŘÍZENÍ Samostatný účet projektu Rozpočet projektu Způsobilé výdaje Definice způsobilých výdajů Způsobilé výdaje projektu dle kapitol rozpočtu Kapitola rozpočtu 1 Osobní výdaje související s realizací projektu Kapitola rozpočtu 2 Cestovní náhrady související s realizací projektu Kapitola rozpočtu 3 Zařízení související s realizací projektu Kapitola rozpočtu 4 Místní kancelář Kapitola rozpočtu 5 Nákup sluţeb souvisejících s realizací projektu Kapitola rozpočtu 6 Stavební úpravy související s realizací projektu Kapitola rozpočtu 7 Přímá podpora Kapitola rozpočtu 8 Náklady vyplývající přímo ze Smlouvy/Opatření/ Rozhodnutí Nepřímé náklady Nezpůsobilé výdaje Změny rozpočtu Nepodstatné změny rozpočtu Přesun prostředků mezi poloţkami uvnitř jednotlivých kapitol rozpočtu Přesun finančních prostředků mezi jednotlivými kapitolami Vytvoření nové poloţky nebo zrušení poloţky rozpočtu Omezení v provádění nepodstatných změn Podstatná změna rozpočtu Přesun finančních prostředků mezi jednotlivými poloţkami a kapitolami rámci podstatných změn Účetnictví a dokladování Druhy účetních dokladů a jejich náleţitosti Faktury Zálohové faktury Zahrnování odpisů do způsobilých výdajů Poskytování záloh partnerům Pokladna Evidence a prokazování uskutečněného výdaje Daň z přidané hodnoty Příjmy projektu Úhrada výdajů projektu poskytovatelem podpory příjemci Financování ex-ante 78 4
5 Financování ex-post Prokazování soukromého spolufinancování způsobilých výdajů projektu Finanční vypořádání podpory VEŘEJNÁ PODPORA A PODPORA DE MINIMIS Veřejná podpora Veřejná podpora v OP VK 82 Z hlediska maximální výše podpory je nutné vycházet z maximální hranice a moţných způsobilých výdajů povolených právními předpisy EU. Tyto stanovené podmínky je nutné vţdy zachovávat. Konkrétní podmínky, za kterých je moţno poskytnout veřejnou podporu nebo podporu malého rozsahu, stanoví příslušná výzva. 84 Veřejná podpora podle výše uvedených výjimek nemůţe být poskytnuta podniku v obtíţích. 84 O tom, zda podpora na projekty bude poskytována v reţimu veřejné podpory nebo v reţimu podpory malého rozsahu, je příjemce informován v příslušné výzvě Obecné nařízení o blokových výjimkách v rámci OP VK Kategorie podpory na vzdělávání Kategorie podpory na sluţby ve prospěch malých a středních podniků (MSP) a jejich účast na veletrzích Podpora de minimis Podpora podle Českého přechodného rámce POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PŘI POŘIZOVÁNÍ ZBOŽÍ, SLUŽEB ČI STAVEBNÍCH PRACÍ Z PROSTŘEDKŮ FINANČNÍ PODPORY OP VK Základní ustanovení pro zadávání zakázek Obecné zásady Smlouvy o zaloţení ES při zadávání zakázek Základní vymezení postupů zadávání zakázek při pořizování zboţí, sluţeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK Příjemci, kteří jsou zadavateli veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Příjemci, kteří nejsou zadavateli veřejných zakázek podle zákona č.137/2006 Sb Závazné postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zakázka Stanovení předpokládané hodnoty zakázky Dělení zakázek Forma zahájení výběrového řízení Lhůta pro podání nabídek Způsob hodnocení nabídek, výběr nejvhodnější nabídky Smlouva s dodavatelem Výjimky v postupech při výběru dodavatele Postupy zadavatele v nestandardních případech Poskytování informací všem účastníkům řízení 108 5
6 Zrušení výběrového řízení Specifikace závazných postupů podle stanovené předpokládané hodnoty zakázky pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahující na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Kontrola dodrţování obecných zásad vyplývajících ze Smlouvy o ES PRAVIDLA MONITOROVÁNÍ REALIZACE PROJEKTU A ZPRACOVÁNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV Monitorování projektu a monitorovací zprávy Průběţné a závěrečné monitorovací zprávy Průběţná monitorovací zpráva Mimořádná průběţná monitorovací zpráva Závěrečná monitorovací zpráva Monitorovací zpráva o udrţitelnosti projektu Ţádost o platbu Monitorovací indikátory KONTROLY, AUDIT A AUDITORSKÁ ZPRÁVA Kontroly projektu Formy kontrol Administrativní kontroly projektu Kontroly na místě (kontrola fyzické realizace projektů) Metodická dohlídka Nesrovnalosti při realizaci projektu Sankce Audit projektu a auditorská zpráva VZTAHY A POVINNOSTI PŘÍJEMCE VŮČI CÍLOVÝM SKUPINÁM, RESP. OSOBÁM Z CÍLOVÝCH SKUPIN Vztahy a povinnosti příjemce vůči cílovým skupinám projektu Postupy při oslovování cílových skupin a při komunikaci s cílovými skupinami Účely evidence osob z cílových skupin Ochrana osobních údajů PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 130 6
7 11.2 Volba propagačních nástrojů, reportování a kontrola publicity Nástroje propagačních aktivit Pravidla povinné publicity ARCHIVACE DOKLADŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K PROJEKTU V LISTINNÉ I ELEKTRONICKÉ PODOBĚ U PŘÍJEMCE I U PARTNERA Obecná pravidla archivace dokumentů a dokladů vztahujících se k projektu Výčet dokumentů a výstupů projektu, které podléhají archivaci Pravidla archivace Elektronická archivace Archivace při zániku příjemce dotace PŘÍLOHY Seznam zkratek Definice pojmů Přehled základních pravidel, postupů a minimálních poţadavků při zadávacím/výběrovém řízení Vzory právních aktů pro poskytnutí dotace Manuál vizuální identity OP VK 176 7
8 Úvod Tato Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen Příručka pro příjemce) je určena všem, kteří budou realizovat Individuální projekty (zejména Individuální projekty ostatní IPo) 1 a Grantové projekty (GP) podporované Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), to znamená těm, kteří jiţ úspěšně prošli celým procesem zpracování, předloţení a schválení projektové ţádosti. Příručka pro příjemce tak navazuje na Příručku pro ţadatele o finanční podporu z OP VK. Tato příručka není určena pro Individuální projekty ostatní aplikující unit costs / lump sums oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Pro tyto projekty je zpracována samostatná příručka). Hlavní pravidla a postupy závazné pro příjemce i jejich případné partnery v procesu realizace projektu a v procesu čerpání finanční podpory jsou uvedeny v právním aktu, který s příjemcem uzavírá poskytovatel dotace po jejím schválení. S těmito podmínkami se příjemci podpory musejí seznámit ještě před započetím realizace projektu. Účelem této příručky je navázat na tento první krok a vyloţit či popsat pravidla čerpání finančních prostředků pro Individuální a Grantové projekty realizované v rámci OP VK, počínaje jejich schválením přes realizaci projektových aktivit aţ po uzavření projektů, a to ve větší šíři, neţ je tomu v právním aktu. Příručka pro příjemce má také slouţit jako vodítko v případě, ţe by výklad a obsah některých termínů v právním aktu nebyl pro příjemce zcela zřejmý. Podmínkami uvedenými v právním aktu a postupy, které jsou obsahem Příručky pro příjemce, jsou povinni se řídit všichni realizátoři projektů tj. příjemci finanční podpory z OP VK, ale také jejich partneři. Proto je důleţité, aby s těmito dokumenty byli skutečně dobře obeznámeni a při realizaci projektu z nich vţdy vycházeli. Příjemce se musí řídit téţ dalšími pravidly, uvedenými v Metodických dopisech OP VK (viz Příručka stanovuje a vysvětluje pravidla, která se týkají realizace projektu z hlediska příjemce, který ručí za úspěšnou realizaci projektu, za hospodárné nakládání s finančními prostředky a za dosaţení plánovaných výstupů a výsledků projektu. Zároveň je povinností příjemce úspěšný postup realizace projektu dokladovat poskytovateli dotace formou, kterou tento poskytovatel dotace poţaduje. V případě nesrovnalostí a problémů, které by vyplynuly z nedodrţování těchto závazných pravidel a postupů, je poskytovatel dotace oprávněn vůči příjemci uplatnit patřičné postupy a sankce. Cílem Příručky pro příjemce je, aby k takovým problémům na straně příjemce nedocházelo, a proto kromě hlavních pravidel a postupů upozorňuje také na některá úskalí, případně potenciální rizika, se kterými by se příjemci mohli při realizaci projektů setkat, a uvádí také postupy, jak se s těmito úskalími vypořádat. Příručka pro příjemce je rozdělena do několika okruhů, ve kterých jsou zpracována pravidla a podmínky, týkající se toho kterého okruhu uzavírání smluvního vztahu s poskytovatelem podpory, procesy a pravidla realizace projektu, projektového řízení, finančního řízení (včetně 1 Individuální projekty národní (IPn) V případě IPn jsou některé podmínky realizace projektů ošetřeny zvláštními metodickými pokyny (Příručka pro ţadatele a příjemce IPn). 8
9 problematiky veřejné podpory a podpory de minimis), dále pravidla a postupy, které musí příjemce dodrţovat při výběru dodavatelů, vztahy s partnery a práce s cílovými skupinami, povinnosti vztahující se k monitorování realizace a udrţitelnosti projektu a povinné archivaci projektové dokumentace a v neposlední řadě také pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit. V souvislosti s výše zmíněnými okruhy Příručka pro příjemce také zmiňuje práva poskytovatele dotace monitorování a realizace kontrol projektů, případně uvalení sankcí při zjištění nedostatků a nesrovnalostí při realizaci projektu na straně příjemce. Není bohuţel v moţnostech této Příručky pro příjemce, aby podchytila veškeré aspekty realizace projektů, které budou vzhledem k moţnostem daným OP VK často velmi rozdílné, soustřeďuje se tedy především na obecná pravidla a podmínky, která musí kaţdý příjemce naplňovat za všech okolností. V případě specifických potřeb nebo pravidel, které tato Příručka nezmiňuje, lze vţdy jen doporučit, aby se příjemce obrátil na poskytovatele dotace s konkrétním dotazem, týkajícím se jeho projektu. Seznam relevantních kontaktů pro OP VK je dostupný na webu MŠMT 9
10 1.Proces od rozhodnutí o přidělení finanční podpory po uzavření smluvního závazku 1.1 Poskytnutí finanční podpory žadateli Přidělování finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost se řídí podmínkami OP VK a dále vychází z Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze SF, Fondu soudrţnosti a Evropského rybářského fondu na programové období , z Pravidel způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti na programové období a ze Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období Ţadatel 2 se s některými základními podmínkami platnými pro přidělování finanční podpory seznamuje jiţ v procesu přípravy a předloţení projektové ţádosti. V případě schválení projektu k financování je důleţité, aby se úspěšný ţadatel (a tedy budoucí příjemce dotace) podrobně seznámil s dalšími dokumenty, které obsahují podmínky a pravidla, jimiţ se bude muset při realizaci projektu řídit. Jedná se o dokumenty: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost; Prováděcí dokument OP VK; a zejména tato Příručka pro příjemce. Tyto dokumenty jsou pro příjemce závazné a jsou volně přístupné na webových stránkách Řídícího orgánu OP VK, kterým je Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR (ŘO) případně na webových stránkách jednotlivých Zprostředkujících subjektů krajů (ZS). Některé z těchto dokumentů mohou být průběţně aktualizovány. Aktualizace budou zveřejňovány na webových stránkách ŘO a ZS. V případě potřeby aktuálního řešení konkrétní záleţitosti uvedené v Příručce pro příjemce můţe být vydán Metodický dopis, který tuto záleţitost podrobně rozpracovává. Metodické dopisy budou zveřejňovány na webových stránkách ŘO nebo ZS. Závazná je vţdy ta verze jmenovaných dokumentů, která je uvedena v právním aktu. Současně se příjemce dotace ještě před zahájením realizace projektu musí seznámit se zněním právního aktu, uzavíraného mezi poskytovatelem podpory a příjemcem, který obsahuje hlavní podmínky přidělení finanční podpory a hlavní povinnosti příjemce. Kromě výše uvedených dokumentů je příjemce povinen řídit se při realizaci projektů také platnou legislativou České republiky. 2 Termín ţadatel je zde uţíván pro subjekt, který předkládal ţádost poskytovateli dotace. Tímto termínem je subjekt označován v průběhu zpracování projektové ţádosti, jejího předloţení poskytovateli dotace a následně v průběhu schvalování ţádosti a uzavírání právního aktu s poskytovatelem dotace. V okamţiku uzavření právního aktu se ţadatel stává příjemcem. 10
11 1.2 Formy přidělení finančních prostředků Finanční podpora bude příjemci poskytnuta v návaznosti na schválení předloţené ţádosti o dotaci a na základě uzavření právního aktu mezi poskytovatelem podpory a příjemcem. Poskytovatelem podpory je buď MŠMT, nebo v případě grantových projektů určený zprostředkující subjekt. Jednotlivé typy právních aktů upravují vztahy mezi poskytovatelem dotace (ŘO/ZS) a příjemcem. Právní akty jsou zpracovány na základě metodik pro provádění OP VK, nařízení ES a platné legislativy ČR. Na základě výsledků hodnocení projektových ţádostí a jejich schválení k financování vypracovává Řídící orgán OP VK návrh Rozhodnutí o poskytnutí dotace/opatření Vrchního ředitele (v případě Individuálních projektů) nebo v případě Grantových projektů Zprostředkující subjekt připraví Smlouvu o realizaci grantového projektu v rámci OP VK (pro účely této Příručky pro příjemce je v některých případech pouţíván termín právní akt namísto vyjmenování jednotlivých typů těchto právních aktů). Ţadateli, jehoţ projekt bude schválen, budou finanční prostředky podpory poskytnuty na základě těchto právních aktů, vţdy v závislosti na typu projektu, který byl schválen. Všechny typy právních aktů musejí obsahovat označení příjemce dotace (včetně uvedení statutárních orgánů/zástupců), účel, na který je podpora poskytována, výši poskytnuté podpory, způsob poskytování prostředků na projekt, závaznou dobu realizace podpořeného projektu, povinnosti příjemce dotace, podmínky pro uţití dotace a sankce za neplnění podmínek právních aktů. 1.3 Vyrozumění o schválení žádosti o finanční podporu z OP VK Řídící orgán nebo Zprostředkující subjekt zveřejní po ukončení procesu schvalování projektových ţádostí v kaţdé výzvě a sestavení definitivního seznamu podpořených ţádostí tento seznam na svých webových stránkách. Tento seznam podpořených projektů slouţí pouze jako předběţná informace pro úspěšné ţadatele. O schválení přidělení dotace je následně ţadatel vyrozuměn formou Vyrozumění o schválení ţádosti o finanční podporu z OP VK. Toto Vyrozumění je ţadateli (resp. statutárnímu zástupci uvedenému v ţádosti o finanční podporu) zasláno v písemné formě zpravidla do 10 dnů od schválení projektů Usnesením Zastupitelstva kraje/ Řídícím orgánem (zastoupeným odborem CERA). Vyrozumění obsahuje např. následující údaje: informaci o schválení projektu pro financování s uvedením registračního čísla projektu a čísla jednacího; výši částky schválené podpory, která bude projektu přidělena (můţe být niţší neţ rozpočet uvedený v ţádosti); informaci o změnách v projektu poţadovaných výběrovou komisí (případná změna rozpočtu krácení, úprava indikátorů a věcných aktivit); výzvu k zaloţení samostatného účtu projektu (pokud je poţadován); 11
12 seznam a vzory doplňujících podkladů pro uzavření právního aktu o poskytnutí podpory (včetně lhůty pro jejich dodání); informace týkající se zahájení a ukončení projektu a způsobilosti výdajů; návrh Rozhodnutí o poskytnutí dotace/opatření Vrchního ředitele nebo Smlouvy o realizaci grantového projektu (případně s poţadavkem na doplnění relevantních údajů identifikační údaje, zastupující osoba, adresa, klíčové aktivity, číslo účtu projektu). Příjemce je povinen zpracovat tyto doklady 3 a dodat je zpět poskytovateli podpory ve lhůtě stanovené poskytovatelem podpory. V opačném případě můţe být podpora nabídnuta jinému ţadateli vybranému ze Zásobníku projektů. 1.4 Doklady potřebné ke smluvnímu zajištění přidělení podpory (zajištění právního aktu) Úspěšní ţadatelé musejí před podepsáním odpovídajících právních aktů zaslat poskytovateli dotace všechny poţadované doklady, které poskytovatel dotace uvedl ve Vyrozumění o schválení ţádosti o finanční podporu z OP VK. Tyto dokumenty musejí ţadatelé odeslat ve lhůtě stanovené poskytovatelem, jinak se vystavují moţnosti, ţe finanční podpora bude poskytnuta jinému projektu, vybranému ze Zásobníku projektů. Seznam podkladů potřebných pro přípravu a uzavření právního aktu můţe být konkretizován a uveden jiţ ve výzvě k předkládání ţádostí. Následně je tento seznam uveden i ve Vyrozuměních, ke kterým jsou zpravidla přikládány i vzory či závazné formuláře těchto dokumentů. K poţadovaným dokumentům patří: Grantový projekt/ individuální projekt: a) Čestné prohlášení nebo potvrzení o bezdluţnosti vůči orgánům státní správy a samosprávy a zdravotním pojišťovnám poskytovatel podpory můţe místo čestného prohlášení poţadovat potvrzení o bezdluţnosti. Takovým potvrzením je potom potvrzení Finančního úřadu, Správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven o vypořádání závazků ţadatele (u zdravotních pojišťoven se jedná o všechny zdravotní pojišťovny, u kterých dříve byl a nyní je ţadatel evidován jako plátce zdravotního pojištění apod.) aktualizované po dni doručení Vyrozumění o schválení ţádosti o finanční podporu z OP VK. Poţadovaná varianta dokladu bude stanovena na základě posouzení právní formy příjemce a bude konkretizována v textu Vyrozumění. 3 V případě individuálních projektů zasílá ţadatel tyto podklady v zalepené obálce s uvedením č.j. Vyrozumění a poznámkou NEOTEVÍRAT na přední straně obálky doporučeně na odbor CERA (MŠMT). Alternativně je moţno doručit podklady osobně do podatelny MŠMT. V případě grantových projektů upravuje podmínky dodání poskytovatel. 12
13 o tom, ţe na schválený projekt či na identické výstupy nebo aktivity ţadatel nečerpá jiné veřejné prostředky. b) Smlouva o partnerství v případě, ţe je relevantní, smlouva musí být podepsána nejpozději současně s uzavřením právního aktu, pokud poskytovatel dotace nestanoví jinak. Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, musí v případě finančního partnerství respektovat poţadavky stanovené v 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba zřizovaná státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, předkládá se v kopii také doloţka osvědčující souhlas zřizovatele s tím, aby právnická osoba smlouvu o partnerství uzavřela. c) Prohlášení o velikosti podniku je-li relevantní. d) Prohlášení o závaţných formálních změnách, které nastaly od doby podání ţádosti (změnový list), je-li relevantní.. Můţe se jednat o změny: 1) v identifikaci projektu: v právní formě ţadatele; ve statutárních zástupcích; v sídle ţadatele apod.; změně ţadatele v plátce DPH apod. 2) ve vlastním projektu, které vyplývají z rozhodnutí výběrové komise/grémia (nejedná se o změny, které ţadatel iniciuje sám) např: úprava rozpočtu projektu včetně popisu zásadních změn projektu způsobených zkrácením rozpočtu v případě, ţe výběrová komise podmínila doporučení projektu k financování úpravou (krácením) rozpočetu projektu. úprava rozpočtu projektu v návaznosti na poţadavek poskytovatele dotace ohledně upřesnění jednotlivých poloţek/podpoloţek rozpočtu či jejich uvedení do souladu s aktuálními pravidly OP VK (např. dodrţení limitů jednotlivých kapitol rozpočtu). 3) změny ve vlastním projektu mající charakter podstatných či nepodstatných změn. Tyto změny mohou být tzv. vynucené tj. způsobené okolnostmi, které nemohl ţadatel ovlivnit, např. časovou prodlevou mezi podáním ţádosti a zahájením realizace projektu, nebo v odůvodněných případech i iniciované ţadatelem. Ţadatel pouţívá v případě změny mající charakter podstatných změn stejný formulář jako pro Ţádost o podstatnou změnu projektu a musí dodrţet obdobný postup (viz kap ). e) Doklad o zřízení samostatného bankovního účtu/podúčtu projektu 4 formulář finanční identifikace potvrzený bankou 5, tj. informace o samostatném bankovním účtu nebo podúčtu určeném pro finanční operace spojené se schváleným projektem. Toto 4 Neplatí pro IPn. 5 Je akceptován i jiný dokument vydaný bankou, obsahující všechny relevantní informace. 13
14 potvrzení musí být aktuální, tj. vydané bankou po datu zaslání vyrozumění o schválení finanční podpory ze strany poskytovatele finanční podpory. f) Doklad o účtu zřizovatele (je-li relevantní) 6. Veškeré dokumenty musejí být přikládány ve formě originálu nebo ověřené kopie, nestanovíli poskytovatel jinak. Další povinné přílohy mohou být specifikovány ve Vyrozumění. 1.5 Přidělení finanční podpory Po dodání poţadovaných dokladů ţadatelem poskytovatel podpory zahájí kompletaci a přípravu podkladů pro uzavření Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci OP VK/ Rozhodnutí o poskytnutí dotace/opatření vrchního ředitele. Po ukončení tohoto procesu můţe být smlouva/rozhodnutí/opatření podepsáno. Smlouva/rozhodnutí/opatření můţe být příjemci zasláno poštou nebo předáno osobně. Postup pro předání smlouvy/rozhodnutí/opatření komunikuje projektový manaţer poskytovatele podpory s kontaktní osobou, uvedenou příjemcem v projektové ţádosti, a to buď telefonicky nebo em. Přílohou Smlouvy/rozhodnutí/opatření jsou např.: monitorovací indikátory, schválená ţádost o GP/IP, kopie smlouvy o zřízení účtu, předčíslí účtu 7 nebo formulář finanční identifikace, prohlášení o změnách v projektu včetně upraveného rozpočtu, prohlášení příjemce dotace, prohlášení o bezdluţnosti, prohlášení o velikosti podniku, případně doklad o čísle účtu zřizovatele příjemce. Dále můţe být přílohou Smlouva o partnerství, případně další přílohy. Grantové projekty Po převzetí smlouvy ţadatel o dotaci smlouvu v závazné lhůtě (do 5 pracovních dnů) podepíše a předá zpět poskytovateli dotace. Podpisem Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci OP VK oběma smluvními stranami se ţadatel stává příjemcem finanční podpory a je povinen řídit se při realizaci projektu závaznými podmínkami uvedenými ve Smlouvě a v Příručce pro příjemce. Pokud v uvedené lhůtě nebo z jiných důvodů smlouvu neuzavře, zříká se tím schválené dotace a finanční podpora bude nabídnuta jinému projektu vybranému ze Zásobníku projektů. Individuální projekty ostatní Vydáním rozhodnutí se ţadatel stává příjemcem finanční podpory a je povinen řídit se při realizaci projektu závaznými podmínkami uvedenými v rozhodnutí a v Příručce pro příjemce. Po převzetí rozhodnutí zašle příjemce do 10 pracovních dnů poskytovateli podpory Prohlášení příjemce dotace, které potvrzuje akceptaci daného právního aktu příjemcem. 6 Není třeba, pokud zřizovatel je současně poskytovatelem podpory. 7 Platí pouze u IPn. 14
15 Individuální projekty národní Vydáním opatření se ţadatel stává příjemcem finanční podpory a je povinen řídit se při realizaci projektu závaznými podmínkami uvedenými v rozhodnutí a v Příručce pro příjemce. Po převzetí opatření zašle příjemce do 10 pracovních dnů poskytovateli podpory podepsané Potvrzení přijetí opatření, kterým potvrzuje akceptaci daného právního aktu příjemcem. 2. Procesy a pravidla realizace projektu 2.1 Doba realizace projektu Zahájení projektu Za zahájení realizace Grantového projektu je povaţováno datum zahájení realizace projektu uvedené ve Smlouvě o realizaci grantového projektu, nejdříve však datum podpisu Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci OP VK (např. v případě, kdy je právní akt uzavřen a podepsán v časovém předstihu před plánovaným zahájením projektu podle schválené ţádosti, nebo v případě, kdy Smlouva je podepsána k datu pozdějšímu, neţ je datum zahájení projektu uvedené v projektové ţádosti). Za zahájení realizace Individuálního projektu je povaţováno nejdříve datum akceptace Rozhodnutí o poskytnutí dotace/opatření vrchního ředitele, podpisem oprávněné osoby ze strany příjemce formou Prohlášení příjemce dotace/potvrzení přijetí Opatření nebo případně jiného typu právního aktu, není-li ve schváleném projektu uvedeno datum pozdější. K příslušnému dni zahájení realizace projektu vznikají u projektů způsobilé výdaje. K tomuto dni mohou být zahájeny činnosti související s realizací aktivit projektu (den, kdy začne realizace aktivit projektu, resp. začne poskytování sluţeb a začnou vznikat výdaje spojené s projektem). Výdaje projektu vzniklé a uhrazené před tímto datem nebudou z OP VK hrazeny. Za způsobilé výdaje se povaţují pouze výdaje projektu vzniklé během realizace projektu, tj. mezi dnem zahájení a dnem ukončení projektu (s výjimkami uvedenými v části Ukončení projektu a s výjimkou výdajů vzniklých v souvislosti se zaloţením a vedením projektového účtu viz kapitola Náklady vyplývající přímo ze Smlouvy/Opatření/ Rozhodnutí, nebo není-li v právním aktu o poskytnutí dotace stanoveno jinak). Pouhé schválení ţádosti o finanční podporu není datem začátku způsobilosti výdajů Ukončení realizace projektu Příjemce je povinen ukončit realizaci projektu nejpozději ke dni uvedenému v právním aktu o poskytnutí podpory jako den ukončení projektu. V případě ukončení realizace projektu dříve neţ ke dni uvedenému v právním aktu a za předpokladu, ţe jsou ukončeny všechny plánované aktivity projektu, se jedná o nepodstatnou změnu. Změna data ukončení realizace projektu na pozdější je podstatnou změnou projektu a je moţná pouze v řádně zdůvodněných případech po schválení této změny poskytovatelem. 15
16 V případě, ţe dojde ke změně data ukončení projektu (a schválení poskytovatelem podpory v případě podstatné změny), platí pro způsobilost výdajů projektu nově stanovený termín ukončení projektu. Doba od zahájení projektu do ukončení projektu je rozhodnou dobou pro prohlášení výdajů projektu za způsobilé, pokud není v právním aktu výslovně stanoveno jinak. Způsobilými výdaji jsou také takové výdaje, které byly uskutečněny po ukončení projektu, ale jejich věcné plnění souvisí s obdobím, ve kterém se projekt realizoval, a jsou vyúčtovány nejpozději se závěrečnou ţádostí o platbu (např. závěrečný audit, mzdy pracovníků projektu za poslední měsíc realizace projektu a případně zálohové faktury viz kap ) Délka trvání projektů Maximální moţná délka trvání jednotlivých typů projektů je uvedena v následující tabulce: Grantové projekty realizované v rámci Globálních grantů Individuální projekty (Prioritní osa 1, 3, 4a, 4b) Individuální projekty (Prioritní osa 2) 3 roky stanoveno ve Výzvě 3 roky ŘO doporučuje, aby všechny projekty byly ukončeny nejpozději do z důvodu zajištění dostatečného času na přípravu závěrečné zprávy a dokumentace k uzavření celého programového období. 2.2 Ukončení projektu v jiném režimu Realizace projektů podporovaných v rámci OP VK můţe být ukončena oproti termínům uvedeným v právních aktech i dříve. Předčasné ukončení realizace projektu zpravidla souvisí s neplněním podmínek právních aktů a sankcemi, které poskytovatel podpory uplatní vůči příjemci. Pokud příjemce nerealizuje projekt v souladu se smluvními podmínkami, vyhrazuje si poskytovatel podpory právo pozastavit platby nebo finanční podporu odejmout. Pokud příjemce neplní podmínky právního aktu, můţe si poskytovatel podpory vyţádat plné nebo částečné vrácení jiţ vyplacené částky podpory. Výše moţné udělené sankce je uvedena v právním aktu o poskytnutí finanční podpory Ukončení projektu příjemcem Příjemce můţe ve výjimečných případech a pouze ze závaţných důvodů podat návrh na předčasné ukončení realizace projektu, a to písemně k rukám poskytovatele podpory formou návrhu změny právního aktu. Součástí návrhu na ukončení projektu musí být podrobné zdůvodnění a stanovení lhůty (nejvýše však dvouměsíční) na uzavření aktivit projektu, tj. lhůty pro ukončení realizace projektu. 16
17 Poskytovatel podpory posoudí návrh včetně zdůvodnění a lhůty a vyjádří se k němu. Dnem uzavření nebo akceptace změnového právního aktu (Dodatek ke Smlouvě o realizaci GP/ Rozhodnutí o změně Rozhodnutí) začíná běţet lhůta pro uzavření aktivit projektu. Pokud příjemce úspěšně naplní účel dotace alespoň z části (tj. úspěšně dokončí alespoň některé klíčové aktivity projektu), budou příjemci v případě akceptace návrhu na předčasné ukončení realizace projektu poskytovatelem a po uzavření příslušného dodatku/úpravy právního aktu proplaceny finanční prostředky za tu část projektu, která jiţ byla provedena v souladu s právním aktem. Nárok příjemce dotace na proplacení prostředků bude posuzován individuálně. Finanční vypořádání jiţ poskytnutých prostředků probíhá v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů, nebo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a s příslušnými prováděcími předpisy. Pokud byl projekt financován v reţimu exd-ante, musí příjemce při vyúčtování zálohy, případně poslední průběţné platby, odděleně evidovat výdaje uskutečněné po dni odeslání návrhu na ukončení projektu. K tomuto vyúčtování musí být přiloţen komentář odůvodňující uskutečněné výdaje. Vyúčtování těchto výdajů, pokud nebudou řádně zdůvodněny, nemusí být poskytovatelem podpory akceptováno. Poskytnuté zálohy a průběţné platby musejí být řádně vyúčtovány a prostředky nevyuţité ve prospěch projektu do jeho ukončení musejí být do 30 pracovních dnů po ukončení projektu, pokud poskytovatel nestanoví termín jiný, vráceny příjemcem na účet poskytovatele podpory uvedený v právním aktu o poskytnutí podpory. V případě, ţe prostředky procházejí přes účet zřizovatele (obec/kraj) se termín prodluţuje o dalších 20 pracovních dnů Neoprávněné předčasné ukončení realizace projektu Neoprávněné předčasné ukončení realizace projektu, např. v případě, ţe nebudou dodrţeny výše uvedené podmínky pro předčasné ukončení projektu, je povaţováno za porušení podmínek právního aktu o poskytnutí podpory. Vzniklá situace je vţdy posuzována jako nesrovnalost a podezření na porušení rozpočtové kázně a příjemce bude povinen neoprávněně vyplacené finanční prostředky odvést v plné výši a ve lhůtě stanovené poskytovatelem, nebo příslušným finančním úřadem Pozastavení podpory z OP VK Poskytovatel podpory je oprávněn vzniklé podezření na porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů, případně zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nebo podezření na porušení dalších povinností příjemce dotace uvedených v právním aktu o poskytnutí podpory, které nemají charakter porušení rozpočtové kázně, prověřit a: vyzvat příjemce dotace k okamţité nápravě zjištěných nedostatků včetně stanovení lhůty k nápravě; preventivně pozastavit platby příjemci podpory. 17
18 2.2.4 Řízení o odnětí podpory V případech porušení pravidel zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů, můţe být zahájeno řízení o odnětí podpory. Řízení o odnětí podpory můţe být zahájeno, pokud došlo po poskytnutí podpory: k vázání prostředků státního rozpočtu; ke zjištění, ţe údaje, na jejichţ základě byla finanční podpora poskytnuta, byly neúplné nebo nepravdivé; ke zjištění, ţe právní akt o poskytnutí dotace byl vydán v rozporu se zákonem nebo právem ES; ke zjištění, ţe nemůţe být splněn řádně nebo včas účel, na který byla dotace poskytnuta, pokud jiţ nedošlo k porušení rozpočtové kázně. 2.3 Harmonogram projektu Příjemce je povinen realizovat projekt v souladu se schváleným harmonogramem projektu, který je součástí právního aktu. K zajištění bezproblémové a plynulé realizace projektu podle plánovaného harmonogramu slouţí nástroje pro řízení projektu, a to zejména nástroje, které zajišťují efektivní komunikaci mezi příjemcem a jeho partnery. V případě, ţe během realizace projektu dochází ke změnám vůči původně plánovanému harmonogramu, zejména např. k prodlevám v realizaci jednotlivých aktivit, které však nemají vliv na dosaţení cílů a naplnění monitorovacích indikátorů projektu (např. prodlouţení realizace klíčové aktivity projektu, v rámci které mělo být uskutečněno a dokončeno zadávací řízení, z důvodu námitkového řízení s neúspěšným předkladatelem nabídky), jsou takové změny, které se uskuteční v mezích schváleného harmonogramu (tedy mezi dnem zahájení a ukončení projektu podle právního aktu), povaţovány za změny nepodstatné. Pokud by taková změna měla vliv na prodlouţení doby realizace celého projektu, jedná se o podstatnou změnu projektu a příjemce dotace je povinen při realizaci takové změny postupovat podle podmínek uvedených dále v této Příručce pro příjemce. V rámci harmonogramu projektu a jeho případných změn není moţné zrušit aktivity nebo zavádět nové, které nebyly součástí harmonogramu v původně schváleném projektu. Při změně délky trvání projektu a data jeho ukončení není moţné přesáhnout maximální povolenou délku trvání projektů podle typu (viz část Délka trvání projektů). 18
19 2.4 Námitky příjemců a jejich řešení Námitku je moţno podat proti postupu ŘO nebo ZS, který nastal v procesu administrace ţádosti nebo schváleného projektu, a to do 15 pracovních dnů od okamţiku, kdy se ţadatel/příjemce o tomto postupu prokazatelně dozvěděl písemným vyrozuměním. Obecně platí, ţe příjemci řeší své námitky (stíţnosti) s poskytovatelem a námitku/stíţnost je tedy třeba v prvé instanci adresovat poskytovateli podpory. Námitky (stíţnosti) ţadatelů/příjemců IP řeší v prvé instanci odbor 46 MŠMT. Do 10 pracovních dnů od přijetí námitky provede její prověření/prošetření a o výsledku a eventuelních přijatých opatřeních informuje ţadatele/příjemce IP (do 5 pracovních dnů od ukončení prověření). Námitky (stíţnosti) ţadatelů/příjemců GP řeší v prvé instanci ZS (kraj). Do 10 pracovních dnů od přijetí námitky provede její prověření/prošetření a o výsledku a eventuelních přijatých opatřeních informuje příjemce GP (do 5 pracovních dnů od ukončení prověření). V odůvodněných případech, kdy se jedná o sloţitější šetření, se doba na prověření/prošetření námitky prodluţuje o 5 pracovních dní. V případě, ţe ţadatel/příjemce GP nebo IP není s řešením námitky (stíţnosti) subjektem v prvé instanci (tj. ZS nebo O46) uspokojen, obrací se na odbor řízení OP VK (odbor 41 MŠMT), který do 10 pracovních dnů od přijetí námitky provede její prověření/prošetření. Jako podklad je oprávněn vyţádat si od příslušného Zprostředkujícího subjektu kraje/odboru 46 CERA MŠMT informaci o postupu a výsledku řešení námitky z jeho strany či případné další materiály týkající se této záleţitosti. O výsledku a eventuelních přijatých opatřeních informuje odbor 41 příslušného ţadatele/příjemce (do 5 pracovních dnů od ukončení prověření). 2.5 Autorská práva k produktům vytvořeným v rámci realizace projektu Příjemce je povinen bezplatně všechny nově vytvořené produkty nebo jejich kopie (vţdy vše v jednom vyhotovení, podle povahy produktu buď v písemné podobě nebo na elektronickém nosiči) předat do vlastnictví poskytovatele, a to nejpozději před odesláním nebo spolu se závěrečnou monitorovací zprávou. Poskytovatel je oprávněn předané produkty uchovávat, vyuţívat, zpřístupňovat třetím osobám a šířit bezplatně, a to v časově, územně a mnoţstevně neomezeném rozsahu. Za poskytovatele je nutno v tomto případě povaţovat vţdy i MŠMT. Příjemce je povinen umoţnit volné vyuţití těchto produktů 8. 8 V případě projektů, kterým je podpora poskytnuta v reţimu veřejné podpory nebo v reţimu de minimis není poskytovatel oprávněn předané produkty bezplatně šířit a zpřístupňovat třetím osobám a příjemce není povinen umoţnit volné vyuţití těchto produktů. 19
20 Příjemce je povinen zajistit smluvně nebo jiným vhodným způsobem, aby nositelé chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s realizací projektu podnikli veškeré kroky k zajištění bezúplatného oprávnění poskytovatele podpory k výkonu práv uţít autorské dílo. 20
Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 6 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 29.6.2012 DATUM ÚČINNOSTI: 29.6.2012 Obsah: ÚVOD 7 1.

References: zákona č. 137
 zákona č.137
 zákona č. 137
 zákona č. 137
 zákona č. 137
 zákona č. 561
 zákona č. 218
 zákona č. 250
 zákona č. 218