Source: http://docplayer.it/15506709-Lavori-di-edifici-scolastici-diversi-rifacimento-tetti-e-interventi-vari-di-m-s.html
Timestamp: 2017-12-15 16:15:22+00:00

Document:
Lavori di Edifici scolastici diversi. Rifacimento tetti e interventi vari di m.s.. - PDF
Download "Lavori di Edifici scolastici diversi. Rifacimento tetti e interventi vari di m.s.."
2 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 2 CODICE EDIFICIO: Edifici vari OGGETTO: Lavori di Edifici scolastici diversi. Rifacimento tetti e interventi vari di m.s.. AGGIUDICAZIONE: approvata con Determinazione del Dirigente del Servizio Contratti n 19/5714/2012 in data 06/03/2012; CONTRATTO: n di rep. del 28/06/2012 registrato a Tor ino in data 04/07/2012 al n. 231 serie 1; IMPRESA: MI.DA s.r.l., via Treviso, 36 Torino, nella persona del Sig. Vinicio Staropoli. Presidente del C.d.A. del soggetto aggiudicatario. POLIZZA ASSICURATIVA (di cui all art. 125 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.): n /C in data 16/03/2012 della Società Elite insurance company Ltd, Europort RIBASSO OFFERTO: 51,00 % IMPORTO CONTRATTUALE: Importo lavori Euro ,83 Oneri per la sicurezza Euro ,12 Importo complessivo Euro ,95 ATTO DI SOTTOMISSIONE N 1 E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 132 DEL D.Lgs. 163/2006 E DEGLI ART. 161 E 163 DEL D.P.R. N. 207/2010 E S.M.I. L anno, il mese di. il giorno nella sede degli Uffici Provinciali, si sono trovati : Arch. Daniela GIACOMIN Direttore dei Lavori; legale rappresentante dell Impresa MI.DA s.r.l. Torino Arch. Claudio SCHIARI RUP. PREMESSO CHE - Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. n del 20/10/2009, veniva approvato il progetto esecutivo per un importo totale a base di gara di ,58 di cui ,46 per lavori, e ,12 per oneri di sicurezza aggiuntivi. - Con determinazione del dirigente del servizio contratti /2012 del 6/03/2012, i lavori di cui sopra venivano affidati all impresa MI.DA s.r.l. Torino, per un importo totale di di cui: 6_ATTO_DI_SOTTOMISSIONE_VARIANTE2.doc Pagina 1 di 4
3 ,83 per lavori al netto del ribasso offerto del 51 % e di ,12 per oneri di sicurezza aggiuntivi, oltre ,88 per IVA (20%); - con verbale in data 12 aprile 2012, ai sensi dell art. 11 co. 12 del D.lgs. 163/206 e dell art. 153 co.mmi 1, 4 del D.P.R. 207/2010, si procedeva a consegna parziale anticipata per le sole opere previste in progetto relative alla copertura del L.S. Cattaneo succursale di Torino, via Postumia 57/60, lavori per un importo lordo di progetto pari a euro ,38 (circa il 3% dell importo di contratto), oltre oneri di sicurezza. I lavori prevedevano il disfacimento del manto impermeabile e il suo rifacimento per una superficie di 85 mq. - con contratto stipulato in data 28/06/2012 rep. n registrato a Torino in data 04/07/2012 l impresa MI.DA s.r.l. Torino assumeva l esecuzione delle opere di cui trattasi per l importo complessivo di Euro al netto del ribasso offerto e dell IVA (20%); - con verbale in data 18/07/2012 si procedeva alla consegna dei lavori; - In data 15 ottobre 2012 l Impresa iniziava effettivamente i lavori presso il L.S. Cattaneo succursale di Torino, come da Cronoprogramma presentato il 10/10/2012 (Ns. prot del 18/10/2012); - In data 27 novembre 2012 sono stati sospesi i lavori per motivi climatici; - In data 3 dicembre 2012, venute meno le condizioni di sospensione, sono ripresi i lavori, di conseguenza l ultimazione dei lavori è stata spostata al giorno 20 dicembre con nota prot /2013 del 22/01/2013 la Stazione appaltante comunicava l intenzione di procedere alla riduzione contrattuale ai sensi dell art. 12 del d.m. 145/2000 (ora art. 163 d.p.r. 207/2010) nei limiti dell importo previsto al medesimo articolo, Constatata la necessità: - di eseguire comunque le opere che si volevano stralciare e comunicate all Impresa con nota prot /2013 del 22/01/2013; - di prevedere alcune variazioni al progetto principale, - di recepire le varianti disposte in corso d opera dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio ai sensi dell art. 132 comma 3 del d.lgs. 163/2006. Rilevato che le lavorazioni in variante possono descriversi così sinteticamente: Opere in variante I.T.I.S. PININFARINA sito in Moncalieri Via Ponchielli, 16: - le opere in variante prevedono la realizzazione della linea vita.; I.T.C. MAJORANA Succursale sito in Moncalieri Str. Torino, 32: - le opere in variante prevedono la sostituzione dei canali di gronda e il ripassamento delle prime file di coppi e marsigliesi, il ripassamento dei punti ove si sono verificati scivolamenti del materiale di copertura, la sostituzione della faldareria di camini, converse e quantaltro. Il tutto da realizzarsi nella parte più antica del complesso scolastico, dove si verificano puntualmente infiltrazioni di acqua piovana, dovute al cattivo stato degli elenti di cui sopra descritti. 6_ATTO_DI_SOTTOMISSIONE_VARIANTE2.doc Pagina 2 di 4
4 - Considerato che il progetto esecutivo prevede il rifacimento della impermeabilizzazione della palestra momentaneamente inutilizzabile causa cedimento della pavimentazione e che non è possibile intervenire nell immediato per ripristinare le condizioni che ne permettono il normale utilizzo, si preferisce intervenire in un altra zona del complesso scolastico che presenta sempre problemi in copertura ma che viene regolarmente utilizzata. L.S. MONTI sito in Chieri Via Montessori, 2: - Le opere in variante prevedono la realizzazione dei soli risvolti della copertura del corpo palestra e il ripasso o la sostituzione degli imbocchi dei pluviali, in quanto i punti di infiltrazione si concentrano nelle zone perimetrali; per questo motivo non si rende necessario sostituire la copertura nel suo complesso. Nel contempo siccome si sono verificate infiltrazioni nei due corpi adiacenti la palestra, si è deciso di intervenire su queste coperture prevedendo il rifacimento del manto di copertura. I.P.S.I.A. ZERBONI sito in Torino Via Paolo della Cella, 3: - nel progetto era stato erroneamente indicato il rifacimento della copertura su via Orbetello (dimensioni 30x12 metri), mentre la copertura che ha problemi di infiltrazioni è quella su C.so Grossetto (33x15 metri). Pertanto si è corretta la posizione dell intervento sulla tavola grafica. Varianti di dettaglio già ordinate L.S. CATTANEO Succursale sito in Torino Via Postumia, 57/int. 60: - con Ordine di servizio n. 2 del 24/10/2012, si è ordinato all Impresa di eseguire un getto di pulizia in cls di sp. 3 cm, non previsto in progetto, perchè il sottofondo esistente non era idoneo alla posa della nuova guaina. Pertanto la nuova opera in variante consiste in un getto di pulizia in cls di sp. 3 cm. I.T.I.S. MAXWELL sito in Nichelino Via XXV Aprile, 141: - con verbale in contraddittorio in data 5/12/2012, si è concordato di sostituire il cls Rck 150 Kg/mc e rete elettrosaldata con calcestruzzo alleggerito, in quanto la funzione di questa lavorazione è quella di avere delle pendenze adeguate per il deflusso delle acque meteoriche. Siccome i due materiali hanno pesi specifici diversi, si è optato per un materiale più leggero per caricare meno il solaio di copertura. TUTTO CIO PREMESSO col presente atto si conviene e si stipula quanto segue: ART.1 Il Sig. in qualità di Rappresentante legale dell Impresa MI.DA s.r.l., via Treviso, 36 Torino, si impegna a eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori sopra descritti in variante al progetto appaltato, come desumibili dal computo metrico estimativo, dagli elaborati grafici e dall elenco nuovi prezzi. Gli elaborati grafici e l elenco nuovi prezzi 6_ATTO_DI_SOTTOMISSIONE_VARIANTE2.doc Pagina 3 di 4
5 vengono allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale. Le condizioni di esecuzione sono quelle contenute nel contratto stipulato in data 28/06/2012 rep. n , agli stessi prezzi unitari in esso elencati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto, anch essi soggetti al ribasso offerto del 51%. ART.2 Le parti danno atto che, sulla base degli elaborati allegati e del computo metrico estimativo di cui MI.DA s.r.l. ha preso visione, la variante in corso d opera non comporta un incremento del corrispettivo contrattuale dovuto alla MI.DA s.r.l. ART.3 Ai sensi dell art. 163 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. vengono concordati i nuovi prezzi di cui all elenco allegato al presente atto di sottomissione, sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 51%. ART.4 L impresa dichiara di non richiedere oneri e di non sollevare alcuna riserva per i lavori eseguiti dal giorno della consegna dei lavori sino alla data del presente. ART.5 Per effetto dell esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l esecuzione dei lavori è prorogato di 264 giorni; a tal proposito è allegato al presente atto il nuovo cronoprogramma contrattuale. ART.6 La contabilizzazione dei lavori avverrà sulla base di quanto previsto dall art. 24 Accertamento, misurazione dei lavori del capitolato speciale d appalto allegato al progetto principale, i pagamenti in acconto verranno eseguiti sulla base di quanto previsto dall art. 19 Anticipazione e pagamenti in acconto Il presente atto è fin d ora impegnativo per l assuntore, mentre lo sarà per l amministrazione una volta intervenute le approvazioni di legge. Redatto il seguente verbale, previa lettura e conferma viene sottoscritto come in appresso. L' IMPRESA (MI.DA s.r.l.) IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (arch. Claudio SCHIARI) IL DIRETTORE DEI LAVORI (arch. Daniela GIACOMIN) 6_ATTO_DI_SOTTOMISSIONE_VARIANTE2.doc Pagina 4 di 4
28/03/2011 della ALLIANZ S.P.A. Agenzia di CHIVASSO 221.
CODICE EDIFICIO: 4017 OGGETTO: Lavori di completamento adeguamento normativo e funzionale degli archivi interrati di Palazzo Cisterna. AGGIUDICAZIONE: approvata con Determinazione del Dirigente del Servizio

References: art. 125
 ART. 161
 art. 11
 art. 153
 art. 12
 art. 163
 art. 132
 ART.1
 ART.2
 ART.3
 art. 163
 ART.4
 ART.5
 ART.6
 art. 24
 art. 19