Source: http://docplayer.cz/1453785-Akcni-plan-a-projektove-fise.html
Timestamp: 2017-07-26 15:28:21+00:00

Document:
Akční plán a projektové fiše - PDF
Download "Akční plán a projektové fiše"
1 AKTUALIZACE STRATEGIE MIKROREGIONU LEDNICKO-VALTICKÉHO AREÁLU SVAZEK III: AKČNÍ PLÁN Akční plán a projektové fiše2 Obsah Tento svazek je členěn do následujících částí: Obsah 2 Identifikační údaje 3 Úvod 4 SVAZEK III: AKČNÍ PLÁN 5 AKČNÍ PLÁN A PROJEKTOVÉ FIŠE 5 1. AKČNÍ PLÁN Rozdělení projektů Akčního plánu Akční plán Prioritní projekty Přehled projektů Akčního plánu Akční plán tabelární verze Prioritní projekty tabelární verze Akční plán grafická verze Prioritní projekty grafická verze PROJEKTOVÉ FIŠE Obecná struktura projektové fiše Projektové fiše Akčního plán DHV CR, spol. s r.o. 23 Identifikační údaje Zadavatel Dobrovolný svazek obcí LVA Sídlo: Zámecké náměstí Lednice IČ: Pověřená osoba: RNDr. Libor Kabát, předseda sdružení Zpracovatel DHV CR, spol. s r.o. Sídlo: Sokolovská 100/ Praha IČ: Pobočka: Černopolní Brno tel.: fax: Pověřená osoba: Zpracovatelé: Ing. Radim Gill, jednatel a ředitel společnosti Ing. Radim Gill, manažer Adriana Škrlová Termín zpracování Prosinec 2009 Místo zpracování Brno, Lednice, obce LVA DHV CR, spol. s r.o. 34 Úvod Původní strategie rozvoje mikroregionu Lednicko-valtického areálu (dále jen LVA) vznikla z iniciativy bývalého Okresního úřadu v Břeclavi a byla dokončena v r V roce 2005 byl tento dokument aktualizován poprvé. Další aktualizace byla pořízena na konci roku 2009, tj. po čtyřech letech dalšího vývoje. Aktualizovaný dokument strategie LVA se skládá ze tří svazků: Svazek I: Analytická část - Datové a faktické údaje a poziční zprávy obcí LVA Svazek II: Návrhová část Strategie LVA a portfolio projektů Svazek III: Akční plán Ve svazku I je proveden základní faktografický přehled o obcích mikroregionu LVA a zhodnocení jejich pozic v rámci mikroregionu LVA i vzájemně. Ve svazku II je provedena aktualizace rozvojové strategie mikroregionu a sestaveno portfolio projektů s výhledem do roku Svazek III seznamuje s prioritními projekty vybranými z portfolia a akční plán projektů na léta včetně projektových fiší. Právě čtete svazek III. DHV CR, spol. s r.o. 45 SVAZEK III: AKČNÍ PLÁN AKČNÍ PLÁN A PROJEKTOVÉ FIŠE DHV CR, spol. s r.o. 56 1. AKČNÍ PLÁN 1.1 Rozdělení projektů Akčního plánu Jak už vyplývá z názvu, AKČNÍ PLÁN zahrnuje projekty připravené natolik, aby bylo možné je realizovat nebo v krátkém čase reagovat na případné dotační či jiné výzvy vedoucí. Pro projekty stavebně investiční je obvykle požadováno platné územní rozhodnutí vydané na základě zpracovaného v základním stupni rozpracovanosti. Pro projekty tzv. měkké je vždy vhodné zpracování projektového záměru, v ideálním případě studie proveditelnosti. Rozsah je dán konkrétním dotačním titulem a dalšími předepsanými požadavky (zadávací dokumentace apod.). Aktualizovaná strategie mikroregionu LVA je dokument s jasnou orientací na podporu a rozvoj cestovního ruchu v řešeném regionu. Na rozdíl od původní strategie zaměřené na především na vznik a institucionalizaci subjektu Dobrovolného svazku měst a obcí LVA (zde mikroregion LVA), jde aktualizovaná strategie více do konkrétních projektů s možným okamžitým dopadem na dění v území Lednicko-valtického areálu Portfolio projektů, sestavené zástupci obcí mikroregionu LVA, je výchozím podkladem pro návrh Akčního plánu na léta Na základě hodnocení projektů ze strany starostů, místostarostů, obecních či městských zastupitelů, byla generována skupina projektů s nejvyšším bodovým ohodnocením, tedy s nejvyšším vlivem či přínosem pro mikroregion LVA. Při osobním projednání konzultanta s hodnotiteli, byly jednotlivé prioritní projekty znovu konzultovány, především z hlediska jejich připravenosti a časového zařazení. Pozornost byla věnována také projektům s hodnocením těsně pod stanovenou hranicí (aritmetický průměr všech hodnocení = min. 3,5 bodu), a 2 projekty byly vyzvednuty do skupiny prioritních, přestože jejich původní hodnocení bylo nižší. V akčním plánu je zařazeno 35 projektů z celkových 128. Akční plán zahrnující 35 prioritních projektů, byl na základě stupně připravenosti jednotlivých projektů rozdělen do 2 částí. Akční plán na léta (díl I) zahrnuje 26 připravených či rozpracovaných projektů se zahájením jejich realizace do roku Dalších 9 projektů obsahuje část Prioritní projekty (díl II), která sdružuje projekty zařazené do přípravy a následné realizace po roce Přehled o počtech projektů přináší následující tabulka. Číselné vyjádření rozvojových projektů LVA Priorita 1. Rozvoj infrastruktury a služeb CR v logické vazbě na vstupy do LVA 2. Jednotná marketingová prezentace a komunikace mikroregionu LVA 3. Rozvoj technické a dopravní infrastruktury 4. Koncepční péče o krajinu v mikroregionu LVA Počet projektů Prioritní projekty Koncepční rozvoj sídel Celkem DHV CR, spol. s r.o. 67 Pokud probereme strukturu prioritních projektů, je zřejmé, že vytyčený CÍL STRATEGIE: Prosadit mikroregion LVA jako prestižní turistickou destinaci s mezinárodními ambicemi a nejnavštěvovanější destinaci na Moravě, je v akčním plánu prostoupen všemi vybranými projekty. Metodika strategického plánování spočívá v klouzavé přípravě akčních plánů. Optimální se jeví sestavení plánu na dvou maximálně tříletá období, vždy s přesahem 1 roku. Tak je umožněna kontinuita naplnění zvolené strategie a jejího cíle, za předpokladu náležité finanční odezvy v sestavovaných rozpočtech mikroregionu LVA a jednotlivých obcí. 1.2 Akční plán V duchu strategické vize (viz svazek II) podporují projekty především rozvoj cestovního ruchu v mikroregionu, a to nejen v jádrovém území LVA, ale je patrná snaha o zapojení všech 9 členských obcí, především těch, které leží mimo KPZ LVA, jsou odděleny dopravními stavbami (dálnicí) nebo jsou situovány dále od centra zájmového území. Komentář k Akčnímu plánu Některé projekty z akčního plánu zasahují do více priorit, avšak v seznamu se logicky neopakují. Nejpočetnější skupina projektů se řadí do priority 1 - Rozvoj infrastruktury a služeb CR v logické vazbě na vstupy do LVA; celkem 18 projektů lze sdružit do tématických okruhů: zónování KPZ LVA - zavedení odstupňované míry památkové ochrany v území cyklostezky dobudování Lichtenštejnských cyklostezek (s napojením dalších obcí svazku LVA), infrastruktury (přístřešky, značení aj.), napojení cyklostezek na výhledově zřízená vyhlídková místa lázeňství - rozvoj a realizace infrastruktury v lázeňské zóně v Lednici kulturní a sportovní zařízení využití prostor zámeckých jízdáren v Lednici, příprava a realizace golfového hřiště v Lednici, zřízení Muzea Unesco v Lednici služby - zřízení půjčoven kol s propojením služeb v rámci LVA vinařství vytvoření strategie vinařství, podpora akce "Valtice-Hlavní město vína" kultura a sport vytvoření kalendáře akcí konaných v území vždy na 1 kalendářní rok památky - vytvoření management plánu pam. UNESCO, požadavek na řešení potřeb památek Unesco nadstandardním způsobem, finanční zajištění opravy a využití NKP-Zámek Valtice a rekonstrukce barokního divadla na zámku ve Valticích, celoroční zpřístupnění památkově chráněné stavby Obelisk, která je přístupná cestou přes oboru Do priority č. 2. Jednotná marketingová prezentace a komunikace mikroregionu LVA, tématicky zapadají také vybrané projekty blízké rozvoji cestovního ruchu v území uvedené výše DHV CR, spol. s r.o. 78 (kalendář kulturních akcí, vinařské akce apod.). následujících oblastí: Další 4 projekty této priority lze shrnout do informační systémy instalace dotekových obrazovek v každé z obcí LVA, zřízení TIC na cyklotrase v Podivíně, stanovení jednotného systému značení cyklistických tras v území, aplikace značení na všech výstupech (v terénu, v mapách, v reklamních brožurách apod.) spolupráce, koordinace - jednotná podpora CR ve smyslu spolupráce s jinými subjekty působícími v regionu, v koordinaci připravovaných či již existujících projektů Vzhledem k vyčlenění cykloturistiky do oddílu č. 1 a s ohledem na fakt, že dopravní stavby lokálního charakteru a řešení technické infrastruktury je v kompetenci jednotlivých obcí, získal podporu v prioritě č. 3. Rozvoj technické a dopravní infrastruktury jen jeden projekt s dopravní tématikou: doprava - přeložka silnice 422 v Lednici včetně realizace doprovodných staveb (chodníky, osvětlení, parkoviště), napojení silnice od Břeclavi obchvatem kolem nádraží Lednicko-valtická areál, specifický komponovanou krajinou s citlivým zasazením objektů a propojením vodních ploch v území, vyžaduje podporu z hlediska Koncepční péče o krajinu v mikroregionu LVA, která je obsažena ve 2 projektech priority č. 4.: krajina - zřízení ekologického, krajinářského a zahradnického centra v Lednici a zajištění financování údržby lesoparkových porostů na březích Lednických rybníků Menší obce mikroregionu LVA připravují zpracování Územně plánovací dokumentace obce (Bulhary, Přítluky), jiné chystají změnu ÚPD (Lednice). V obcích probíhají také pozemkové úpravy a realizace společných zařízení v návaznosti na ukončené KPÚ. Tyto projekty jsou ovšem v kompetencích jednotlivých obcí a tudíž nebyly zařazeny do akčního plánu. Do priority č. 5. Koncepční rozvoj sídel byl vyzdvižen 1 společný projekt s vlivem na rozvoj celého mikroregionu: urbanismus - dokončení urbanistické studie LVA 1.3 Prioritní projekty Do akčního plánu byly na základě hodnocení členy mikroregionu LVA vybrány i projekty, které mají pro rozvoj území zásadní vliv, avšak nejsou z hlediska přípravy a časového zařazení aktuální v nejbližší letech ( ). Proto byly vyčleněny zvlášť. Zástupci obcí se sami mohou po určité době rozhodnout, nakolik jsou tyto projekty aktuální a jakou finanční i časoprostorovou podporu dát jejich přípravě a realizaci. Komentář k prioritním projektům na období Mezi projekty s vysokou podporou jsou v prioritě č. 1 - Rozvoj infrastruktury a služeb CR v logické vazbě na vstupy do LVA dle opatření zařazeny: DHV CR, spol. s r.o. 89 1.3 Podpora budování cyklistických stezek a zařízení na nich mimo státní a krajskou silniční síť (zřízení oboustranného přívozního mola na Dyji s možností koupání v návaznosti na cyklostezku Lednice- Podivín, zřízení lávky pro cyklo a pěší turisty přes řeku Dyji ve stejné lokalitě, vybudování cyklostezky a běžkařské trati v trase Břeclav Bulhary) 1.4 Rozšíření nabídky trávení volného času v LVA v sezóně i mimo ni (zřízení půjčovny loděk (kánoí, veslic) včetně potřebného zázemí na horním toku Dyje s možností jejich vrácení na dolním toku) 1.7 Oprava a vitalizace kulturně historických objektů obcí LVA a jejich správa (regenerace a revitalizace břeclavského zámku a zámeckého areálu) Následující priority jsou zastoupeny vždy po 1 uvedeném dle opatření: 2. Jednotná marketingová prezentace a komunikace mikroregionu LVA 2.1 Zavedení jednotné prezentační strategie a její aplikace (spojení TIC mikroreg. LVA s cílem dosažení samofinancovatelnosti jednotlivých TIC 3. Rozvoj technické a dopravní infrastruktury 3.1 Řešení dopravně kritických míst mikroregionu LVA (zřízení záchytného bodu PARK & BIKE v Podivíně) 4. Koncepční péče o krajinu v mikroregionu LVA 4.2 Revitalizace zeleně (prosazování financování revitalizace rybniční soustavy Lednické rybníky (NPR) 1.4 Přehled projektů Akčního plánu Výstup strategie v podobě Akčního plánu rozděleného do 2 částí konzultant prezentuje ve 2 grafických podobách. Následně uvedené tabulky uvádějí priority, opatření a projekty včetně základních ukazatelů (viz níže). Grafické listy formátu A3 dávají okamžitý přehled o projektech bez podrobnějších údajů. Základní ukazatelé projektů U každého byly identifikovány následující základní údaje: Nositel subjekt, většinou obec či celý mikroregion LVA, přípustný je rovněž subjekt působící v území LVA Garant osoba, garantující projekt na straně nositele DHV CR, spol. s r.o. 910 Finanční povaha parametr označovaný A-E, vyjadřující orientační finanční nároky na potřebné zdroje : A - do 500 tis. Kč B - do tis. Kč C - do tis. Kč D - do tis. Kč E nad tis. Kč Termín realizace odhad očekávaného termínu realizace Hodnocení projektů Hodnocení projektů bylo předmětem svazku II. Ve svazku III Akčním plánu jsou uvedeny pouze prioritní projekty hodnocené min. 3,5 body včetně (aritmetický průměr ze všech dílčích hodnocení). DHV CR, spol. s r.o. 1011 1.5 Akční plán tabelární verze PRIORITY OPATŘENÍ OZNAČ. PROJEKTY 1.1 Zavedení režimu odstupňované míry památkové ochrany v KPZ LVA Návrh zónování KPZ LVA se zohledněním postavení obcí v LVA s odstupňovanou mírou památkové ochrany území 1.2 Podpora zřízení ubytovacích kapacit (celkem cca 400 lůžek) nejvyšší kvality v obcích LVA 1.3 Podpora budování cyklistických stezek a zařízení na nich mimo státní a krajskou silniční síť Společný projekt Lichtenštejnských cyklostezek s dobudováním dopravní infrastruktury stezek a služeb, realizace dle zpracovaného Výstavba odpočívek na cyklostezkách v regionu LVA jako ochrany před deštěm včetně nabídky informací o mikroregionu LVA a CHKO Pálava (mapy) Společný projekt zřízení vyhlídkových míst v MR LVA Zřízení rozhledny na Přítlucké hoře a napojení na síť cyklostezek v okolních obcích Zřízení vyhlídkového místa na Syslím kopci s napojením odbočky a vyznačením vyhlídkového místa na stávající cyklistické trase v obci Bulhary Vybudování rozhledny na Zadní Hoře na trase vinařské cyklostezky Nositel Garant Fin. povaha proj. Termín realizace LVA předseda MR A od 2006 Zrealizováno LVA manager MR C Zrealizováno LVA manager MR B 2007 LVA předseda MR A/1 projekt Pripravena PD Vybudování cyklostezky Lednice - camp Apollo obec Lednice starosta B Napojení severních částí LVA na síť lichtenšt. cyklostezek - propojení Lednice Podivín mimo silnici Rozšíření nabídky trávení volného času v LVA v sezóně i mimo ni Rozvoj lázeňství a realizace infrastruktury v lázeňské zóně v Lednici Využití prostor zámeckých jízdáren v Lednici pro rozvoj CR v obci a LVA LVA, JmK manager MR C 2007 Připravuje se obec Lednice, DSOJmL, JmK, EU obec Lednice, JmK, EU starosta E Zrealizováno starosta E Připravuje se Příprava a realizace golfového hřiště v Lednici (možno i v rámci LVA) obec Lednice starosta C Připravuje se DHV CR, spol. s r.o. 1112 Zřízení Muzea Unesco v Lednici obec Lednice, JmK starosta B Nerealizováno Společný projekt zřízení půjčoven kol s propojením služeb v rámci LVA LVA manager MR B Připravuje se 1.5 Podpora aktivit spojených s vínem Formulace strategie vinařství v MR LVA LVA manager MR A Realizace "Valtice-Hlavní město vína" 1.6 Podpora spolkového a kulturně společenského života obyvatel v obcích MR LVA město Valtice, soukr. sektor starosta C Zrealizováno Vytvoření společného kalendáře všech akcí v mikroregionu LVA LVA manager MR A/rok Zrealizováno 1.7 Oprava a vitalizace kulturně historických objektů obcí LVA a jejich správa Vytvoření management plánu pam. UNESCO Celoroční zpřístupnění památkově chráněné stavby Obelisk Rekonstrukce barokního divadla na zámku ve Valticích Prosazování financování opravy a využití NKP-Zámek Valtice, UNESCO Společný projekt prosazování požadavku na řešení potřeb památek Unesco nadstandardním způsobem 2. Jednotná marketingová prezentace a komunikace mikroregionu LVA 2.1 Zavedení jednotné prezentační strategie a její aplikace JmK, LVA, BRDM mikroregion LVA Nadace památek, ČR manager MR A 2006 Zrealizováno starostové A 2007 Zrealizováno starosta Valtic E město Valtice, LVA, JmK, ČR starosta E LVA, JmK, DSOCDU, Mezirez. předseda MR A komise Instalace dotekových obrazovek v každé obci LVA s informacemi o mikroregionu včetně aktualit LVA manager MR B Nerealizováno Projekt jednotné podpory CR v mikroregionu LVA ve smyslu spolupráce s jinými subjekty působícími v regionu, v koordinace připravovaných či již existujících projektů Zavedení jednotného značení cyklistických i jiných tras v mikroregionu LVA, aplikace v terénu i v mapách LVA manager MR B 2006 Zrealizováno LVA manager MR B Zrealizováno Zřízení TIC na cyklotrase (v BIKE/PARK ) v Podivíně město Podivín Starosta A Nerealizováno DHV CR, spol. s r.o. 1213 3. Rozvoj technické a dopravní infrastruktury 3.1 Řešení dopravně kritických míst mikroregionu LVA 3.2 Zlepšení dopravní dostupnosti mikroregionu LVA (vazba na velká města a hranice) Přeložka silnice 422 v Lednici včetně realizace doprovodných staveb (chodníky, osvětlení, parkoviště), napojení silnice od Břeclavi obchvatem kolem nádraží 3.3 Zvýšení úrovně technické infrastruktury v mikroregionu LVA 4. Koncepční péče o krajinu v mikroregionu LVA 4.1 Revitalizace vodních ploch a toků 4.2 Revitalizace zeleně Prosazování financování údržby lesoparkových porostů na březích Lednických rybníků (NPR) 4.3 Podpora ochrany ŽP v mikroregionu LVA Zřízení ekologického, krajinářského a zahradnického centra v Lednici. 5. Koncepční rozvoj sídel 5.1 Podpora územně plánovacího procesu v MR LVA JmK, obec Lednice LVA, AOPK, Lesy ČR obec Lednice, BRDM, ZF MZLU, JmK Společný projekt dokončení urbanistické studie LVA LVA, JmK 5.2 Podpora realizace projektů s vazbou na ÚPD starosta E Zrealizováno předseda MR, předseda BR Dolní Morava B/rok 2007 manager MR C manager MR, starostové obcí A DHV CR, spol. s r.o. 1314 1.6 Prioritní projekty tabelární verze PRIORITY OPATŘENÍ OZNAČ. PROJEKTY 1.1 Zavedení režimu odstupňované míry památkové ochrany v KPZ LVA 1.2 Podpora zřízení ubytovacích kapacit (celkem cca 400 lůžek) nejvyšší kvality v obcích LVA 1.3 Podpora budování cyklistických stezek a zařízení na nich mimo státní a krajskou silniční síť DHV CR, spol. s r.o. 14 Nositel Zřízení oboustranného přívozního mola na Dyji s možností koupání v návaznosti na cyklostezku Povodí Moravy, Lednice- Podivín v lokalitě Hájenka, k.ú. Podivín LVA Zřízení lávky pro cyklo a pěší turisty přes řeku Dyji v lokalitě Hájenka, k.ú. Podivín Povodí Moravy, LVA Vybudování cyklostezky a běžkařské trati v lokalitách Břeclav Bulhary s využitím hráze, Povodí Moravy, Trkmanky - ústí do Dyje po Rakvický most, Ladenské strouhy - Podivín - Ladná LVA 1.4 Rozšíření nabídky trávení volného času v LVA v sezóně i mimo ni Zřízení půjčovny loděk (kánoí, veslic) včetně potřebného zázemí na horním toku Dyje s možností jejich vrácení na dolním toku 1.5 Podpora aktivit spojených s vínem 1.6 Podpora spolkového a kulturně společenského života obyvatel v obcích MR LVA 1.7 Oprava a vitalizace kulturně historických objektů obcí LVA a jejich správa Regenerace a revitalizace břeclavského zámku a zámeckého areálu 2. Jednotná marketingová prezentace a komunikace mikroregionu LVA Garant starosta Podivína, předseda MR starosta Podivína, předseda MR Fin. povaha proj. Termín realizace B C 2010 starostové B Pripravena PD LVA předseda MR C 2008 Zrealizováno město Břeclav, soukromý sektor starosta E Připravuje se 2.1 Zavedení jednotné prezentační strategie a její aplikace Spojení TIC mikroreg. LVA s cílem dosažení samofinancovatelnosti jednotlivých TIC LVA manager MR B Rozvoj technické a dopravní infrastruktury 3.1 Řešení dopravně kritických úzkých míst mikroregionu LVA Zřízení záchytného bodu PARK & BIKE v Podivíně LVA starosta A - B Zlepšení dopravní dostupnosti mikroregionu LVA (vazba na velká města a hranice)15 3.3 Zvýšení úrovně technické infrastruktury v mikroregionu LVA 4. Koncepční péče o krajinu v mikroregionu LVA 4.1 Revitalizace vodních ploch a toků Prosazování financování revitalizace rybniční soustavy Lednické rybníky (NPR) LVA, AOPK 4.2 Revitalizace zeleně 4.3 Podpora ochrany ŽP v mikroregionu LVA 5. Koncepční rozvoj sídel 5.1 Podpora územně plánovacího procesu v MR LVA 5.2 Podpora realizace projektů s vazbou na ÚPD předseda MR, předseda BR Dolní Morava E 2008 Zrealizováno Použité zkratky AOPK BR BRDM ČD JmK KPÚ MO ČZS MR NZM Poz. Ú PÚ UZSVM VaK ZF MZLU ZS Agentura ochrany přírody a krajiny biosférická rezervace Biosférická rezervace Dolní Morava České dráhy Jihomoravský krajský úřad komplexní pozemková reforma Místní organizace Českého zahrádkářského svazu Mikroregion Národní zemědělské muzeum Pozemkový úřad Památkový ústav Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Vodovody a kanalizace Břeclav Zahradnická fakulta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity zimní stadion DHV CR, spol. s r.o. 1516 1.7 Akční plán grafická verze DHV CR, spol. s r.o. 1617 1.8 Prioritní projekty grafická verze DHV CR, spol. s r.o. 1718 2. PROJEKTOVÉ FIŠE 2.1 Obecná struktura projektové fiše Projektová fiše (či projektový návrh, návrh ) je dokument obsahující souhrnné informace o určitém zamýšleném. V zásadě má dva druhy využití: V prvním případě slouží jako vstupní informace k rozhodování o předběžném výběru k realizaci a jeho možném spolufinancování z veřejných (nadnárodních, národních, regionálních, místních) či soukromých (privátních) finančních zdrojů. Ve druhém případě slouží jako vstupní informace k vyhledávání vhodných projektů za účelem jejich podpory z dostupných finančních zdrojů. Struktura projektové fiše není obecně přesně stanovena žádným právním předpisem. Lze však vysledovat určitou obecnou strukturu tohoto dokumentu, tj. určité jednotlivé obsahové části vyskytující se ve většině projektových fiší. Obecná struktura projektové fiše: 1. Všeobecné informace 2. Cíle 3. Popis 4. Časový plán 5. Rozpočet a financování 6. Ekonomické vyhodnocení 7. Vyhodnocení vlivu na životního prostředí 8. Současný stav 9. Zapojení místních a regionálních úřadů 10. Očekávaná rizika 11. Institucionální rámec, a jaká jsou její specifika při tvorbě a plánování. 2.2 Projektové fiše Akčního plán Pro účely aktualizované Strategie LVA byla sestavena struktura projektové fiše vycházející z dostupných údajů o jednotlivých projektech: Struktura:, vazba na strategický cíl 3. Popis, přípravy 4. Časový plán 5. Finanční rámec nositel a garant DHV CR, spol. s r.o. 1819 3. Popis, přípravy 1.1 Zavedení režimu odstupňované míry památkové ochrany v KPZ LVA Návrh zónování KPZ LVA se zohledněním postavení obcí v LVA s odstupňovanou mírou památkové ochrany území Společný projekt MR LVA se zohledněním rozdílného vztahu (územního, z hlediska památkové a krajinářské ochrany) jednotlivých obcí k památce UNESCO a krajinné památkové zóně LVA. Snaha o odstupňovanou míru památkové ochrany v jádrových a mimocentrálních obcích/městech mikroregionu LVA a s ní spojené zjednodušené řízení s dotčenými institucemi (např. Památkový ústav aj.). Projekt má přímý dopad především na obce ležící na hranici KPZ a památky UNESCO, které jsou přísnými ochranářskými požadavky svazovány. 4. Časový plán Jednání s dotčenými institucemi budou probíhat od roku Finanční rámec do ,- Kč nositel / LVA / předseda MR LVA garant 3. Popis, přípravy 1.3 Podpora budování cyklistických stezek a zařízení na nich mimo státní a krajskou silniční síť Společný projekt Lichtenštejnských cyklostezek s dobudováním dopravní infrastruktury stezek a služeb, realizace dle zpracovaného Společný projekt mikroregionu LVA se zabývá řešením Lichtenštejnských cyklostezek z hlediska jednotného značení v terénu i v mapách, dobudování technické a dopravní infrastruktury ve vybraných úsecích, výstavby odpočívek a rozvoje navazujících služeb. Projekt v části značení je připraven k rychlé realizaci. 4. Časový plán Realizace v letech Finanční rámec do 15 mil. Kč nositel / LVA / manager mikroregionu LVA garant 3. Popis, přípravy 1.3 Podpora budování cyklistických stezek a zařízení na nich mimo státní a krajskou silniční síť Výstavba odpočívek na cyklostezkách v regionu LVA jako ochrany před deštěm včetně nabídky informací o mikroregionu LVA a CHKO Pálava (mapy) Společný projekt mikroregionu LVA zahrnuje dobudování drobných staveb na cyklostezkách v regionu odpočívky, vybavení městským mobiliářem včetně umístění informačních tabulí s aktuálními informacemi. Projekt se připravuje, konkrétní místa odpočívek jsou již vytipovaná. 4. Časový plán Realizace v roce Finanční rámec do 5 mil. Kč nositel / LVA / manager mikroregionu LVA garant DHV CR, spol. s r.o. 1920 3. Popis, přípravy 1.3 Podpora budování cyklistických stezek a zařízení na nich mimo státní a krajskou silniční síť Společný projekt zřízení vyhlídkových míst v MR LVA Společný projekt mikroregionu LVA řeší výstavbu 2 rozhleden a 1 vyhlídkového místa v řešeném území. Rozhledny jsou vytipovány na Přítlucké hoře (Přítluky) a Zadní hoře (Velké Bílovice), vyhlídka pak na Syslím kopci (Bulhary). Součástí je napojení vyhlídkových míst na nejbližší obce, cyklotrasy a turistické cesty v okolí. Město Velké Bílovice již má hotový stavební projekt na rozhlednu. Realizace vyhlídek bude postupná. 4. Časový plán Realizace v letech Finanční rámec cca ,- Kč / vyhlídku nositel / LVA / předseda mikroregionu LVA garant 3. Popis, přípravy 1.3 Podpora budování cyklistických stezek a zařízení na nich mimo státní a krajskou silniční síť Vybudování cyklostezky Lednice - camp Apollo Projekt obce Lednice řeší vybudování potřebné cyklostezky spojující obec s kempem Apollo, oddělující provoz cyklistů a motoristů. Jedná se o úsek dlouhý cca 2 km. Trasování cyklostezky je známé, obec Lednice má v trase navržené cyklostezky vyřešeny majetkoprávní vztahy. 4. Časový plán Realizace v r Finanční rámec do 5 mil. Kč nositel / obec Lednice / starosta obce garant 3. Popis, přípravy 1.3 Podpora budování cyklistických stezek a zařízení na nich mimo státní a krajskou silniční síť Napojení severních částí LVA na síť lichtenšt. cyklostezek - propojení Lednice Podivín mimo silnici 422 Společný projekt mikroregionu LVA řeší vybudování cyklostezky v trase Podivín Lednice vedené mimo asfaltovou komunikaci č Trasování cyklostezky je známé, v trase navržené cyklostezky jsou vyřešeny majetkoprávní vztahy. Projekt je připravován ve spolupráci s Nadací Partnerství. 4. Časový plán Realizace v r Finanční rámec do 15 mil. Kč nositel / LVA, JmK / manager mikroregionu LVA garant DHV CR, spol. s r.o. 2021 3. Popis, přípravy 1.4 Rozšíření nabídky trávení volného času v LVA v sezóně i mimo ni Rozvoj lázeňství a realizace infrastruktury v lázeňské zóně v Lednici Obec Lednice v současné době buduje lázeňský areál s kapacitou cca klientů 15 denních klientů, s ubytovací kapacitou cca 76 lůžek. Na základě rozvojové studie Lednice lázeňské místo (DHV CR, 2003), jsou plochy v okolí budovaného areálu vhodné pro další lázeňské provozy, občanskou vybavenost, sport a rekreaci, zahrnující také kolonádu a lázeňský park. Projekt strategie LVA řeší etapovité budování infrastruktury v lázeňské zóně. Připravená rozvojová studie. 4. Časový plán realizace v letech Finanční rámec nad 50 mil. Kč nositel / obec Lednice, DSOJmL, JmK, EU / starosta obce Lednice garant 3. Popis, přípravy 1.4 Rozšíření nabídky trávení volného času v LVA v sezóně i mimo ni Využití prostor zámeckých jízdáren v Lednici pro rozvoj CR v obci a LVA Projekt na opravu a oživení zámeckých jízdáren v Lednici, využití prostor pro rozvoj cestovního ruchu, možnost pořádání kulturních a společenských akcí aj. Zpracován záměr. 4. Časový plán realizace v letech Finanční rámec nad 50 mil. Kč nositel / obec Lednice, JmK, EU / starosta obce Lednice garant 3. Popis, přípravy 1.4 Rozšíření nabídky trávení volného času v LVA v sezóně i mimo ni Příprava a realizace golfového hřiště v Lednici Obec Lednice připravuje realizaci golfového hřiště. Hotová studie, řešeny majetkoprávní vztahy. 4. Časový plán Realizace v letech Finanční rámec Obec do 15 mil. Kč, spoluúčast soukromého sektoru nositel / obec Lednice / starosta obce Lednice garant DHV CR, spol. s r.o. 2122 3. Popis, přípravy 1.4 Rozšíření nabídky trávení volného času v LVA v sezóně i mimo ni Zřízení Muzea Unesco v Lednici Obec se chystá ve spolupráci s krajským úřadem na zřízení Muzea UNESCO, které by bylo vhodnou aktivitou podporující cestovní ruch v oblasti. Připraven projektový záměr. 4. Časový plán Realizace v letech Finanční rámec do 5 mil. Kč nositel / obec Lednice, JmK / starosta obce Lednice garant 3. Popis, přípravy 1.4 Rozšíření nabídky trávení volného času v LVA v sezóně i mimo ni Společný projekt zřízení půjčoven kol s propojením služeb v rámci LVA Společný projekt řeší vznik sítě půjčoven kol (alt. dalších sportovních potřeb in-line bruslí, koloběžek aj.) s propojením v rámci celého mikroregionu. Možnost zapojení také soukromých subjektů. 4. Časový plán realizace v letech Finanční rámec do 5 mil. Kč nositel / Mikroregion LVA / manager mikroregionu garant 3. Popis, přípravy 1. 5 Podpora aktivit spojených s vínem Formulace strategie vinařství v MR LVA Jak dále rozvíjet a propagovat místní vinařství a navázat je na segment cestovního ruchu řeší projekt Strategie vinařství v mikroregionu LVA. 4. Časový plán Finanční rámec do ,- Kč nositel / Mikroregion LVA / manager mikroregionu garant DHV CR, spol. s r.o. 2223 3. Popis, přípravy 1. 5 Podpora aktivit spojených s vínem Realizace "Valtice-Hlavní město vína" Projekt podporující Valtice, jako vinařské centrum regionu. Připraven záměr. 4. Časový plán Finanční rámec do 15 mil. Kč nositel / město Valtice +soukromý sektor / starosta Valtic garant 3. Popis, přípravy 1.6 Podpora spolkového a kulturně společenského života obyvatel v obcích MR LVA Vytvoření společného kalendáře všech akcí v mikroregionu LVA Cílem je vytvoření přehledné publikace/brožury se všemi připravovanými akcemi v mikroregionu v průběhu roku, její tisk a distribuce na IC a další místa navázaná na cestovní ruch. Základní chronologický přehled akcí v řazení dle obcí již existuje na webových stránkách LVA. Opakovaný roční projekt. 4. Časový plán Finanční rámec do ,- Kč / rok nositel / Mikroregion LVA / manager mikroregionu garant 3. Popis, přípravy 4. Časový plán Finanční rámec do ,- Kč nositel / JmK, LVA, BRDM garant 1.7 Oprava a vitalizace kulturně historických objektů obcí LVA a jejich správa Vytvoření management plánu pam. UNESCO Zápis památek na Seznam světového dědictví je pouhý začátek, důležitá je další péče, jejich management a monitoring. Vše řeší tzv. management plan. Projekt v přípravě, finance zajištěny. / manager mikroregionu DHV CR, spol. s r.o. 23 Zobrazit více
SVAZEK II: NÁVRHOVÁ ČÁST. Strategie LVA a portfolio projektů
AKTUALIZACE STRATEGIE MIKROREGIONU LEDNICKO-VALTICKÉHO AREÁLU SVAZEK II: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategie LVA a portfolio projektů Obsah Tento svazek je členěn do následujících částí: Obsah 2 Identifikační údaje Více MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska
Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev Více Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou
PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů Více Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje
Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty Více Strategický plán rozvoje města Třeboň
MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska Více Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty
Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného Více NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH
NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky Více Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/ Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum
Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/01.06095 Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum Konference 2013 ZF Mendelova univerzita v Brně Lednice, 7. 8. 3. 2013 Nositel projektu Multifunkční centrum Více MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska
MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec, Více Tisková zpráva. Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno -Vídeň na území ČR I. etapa, projekt 1, projekt 2, projekt 3 ~ 1 ~
Tisková zpráva Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno -Vídeň na území ČR I. etapa, projekt 1, projekt 2, projekt 3 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTOROVI Dobrovolný svazek obcí Cyklistická stezka Brno Více Páteřní cyklistické trasy v Ústeckém kraji
Páteřní cyklistické trasy Páteřní cyklistické trasy v Ústeckém kraji NÁRODNÍ CYKLOKONFERENCE Velké Karlovice, 2.6.2011 1 Páteřní cyklistické trasy Obsah prezentace celková koncepce rozvoje páteřních tras Více VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit
PRIORITNÍ OSA 2 ROZVOJ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH ZDROJŮ PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI VHODNÉ AKTIVITY Detailní specifikace aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních Více C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009
Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha Více Závěrečná cyklokonference Bzenec
Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové Více Regionální operační program Jihozápad
MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA turistická oblast středoevropského významu?? Moravskoslezský kraj, okres Bruntál NízkýJeseník sestává z 13 obcí (Bruntál, Dlouhá Stráň, Horní Benešov, Leskovec nad Moravicí, Lomnice, Více INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU
Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty Více Dořešení pozemků a souhlasu vlastníků s vedením sítě Obec odbor investic Termín 2013
Prioritní oblasti 1 Bezpečné a zdravé prostředí Dobudování kanalizační sítě centrum obce Dořešení pozemků a souhlasu vlastníků s vedením sítě odbor investic 2013 3 mil. Kč Pořízení kropícího vozu Je podána Více Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu
Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu ucelená nabídka turistických programů a produktů zaměřených na různé tematické oblasti nabídka turistických programů a produktů Více Strategické dokumenty JMK
Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce Více PŘÍLOHA 2 - TVORBA STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ PRINCIPY TVORBY AKČNÍHO PLÁNU
PŘÍLOHA 2 - TVORBA STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ PRINCIPY TVORBY AKČNÍHO PLÁNU Program dnešního Workshopu 1) Průběh tvorby SPRM 2) Projekt, projektový inkubátor a akční plán 3) Provázání Více Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje
Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty Více Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu
Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní Více Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu
Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu Více Projektový inkubátor
Projektový inkubátor 2007-2013 Financování ze SF EU ERDF P.č. Projekty Města Valašské Meziříčí Finanční zdroje na období 2007 2013 Úkoly Stupeň připravenosti 1 Obchvat města Valašské Meziříčí propojení Více Česko jede včera, dnes a zítra. Seminář Česko jede 6. 11. 2014, Brno
Česko jede včera, dnes a zítra Seminář Česko jede 6. 11. 2014, Brno Pamatujete si ještě, jak vůbec vznikla myšlenka Česko jede? CYKLOSTRATEGIE je to minulost, přítomnost, nebo budoucnost? PRIORITA 4. REALIZACE Více SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1
UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca Více Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora
Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006 Více Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014
Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2014 Specifikace výzev Únor 2014 Je uvedena specifikace výzev, které budou vyhlášeny po datu aktualizace plánu výzev, nebo jsou k tomuto datu otevřeny. Výzvy prioritní Více Hodnocení implementace
Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A Více Soustava dokumentů regionálního a municipálního managementu. Strategické a programové dokumenty regionálního managementu
Soustava dokumentů regionálního a municipálního managementu Lekce: 9 Strategické a programové dokumenty regionálního managementu Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Soustavu strategických, programových Více ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK
ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013 Více Národní stálá konference komora regionální
Národní stálá konference komora regionální MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 5. zasedání 5. října, Poděbrady Program zasedání Čas Bod programu 13:30 14:00 Metodické a koordinační Více MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní Více Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy
Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start Více MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38400/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní Více PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020
PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické Více Vize Karlovarského kraje v cyklodopravě. Slatina 26.10.2011
Vize Karlovarského kraje v cyklodopravě Slatina 26.10.2011 OBSAH PREZENTACE 1. CYKLISTIKA VE STRATEGICKÝCH DOKUMENTECH KARLOVARSKÉHO KRAJE 2. FINANČNÍ ZDROJE A DOTAČNÍ POLITIKA 3. REKREAČNÍ CYKLISTIKA Více MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace Karlovy Vary, 18.3.2008 Regionální rada RS Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad orgán, resp. právnická Více MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na Více Vyhodnocení plnění Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje za rok 2011 (stav k )
Vyhodnocení plnění Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého e za rok (stav k 31. 12. ) 1 P.č. Název projektu, místo, vazba na 1 Marketingové aktivity Olomouckého e 2 Vybudování rezervačního Více Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové
Příloha č. 1 smlouvy o dílo Zadání podklad pro podání cenové nabídky Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové územní studie bude podkladem pro aktualizaci Více NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně
NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského Více NPPCRR Národní program podpory CR v regionech
NPPCRR Národní program podpory CR v regionech MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Listopad 2016 Dotační program podpora cestovního ruchu Snahou je podpora konkurenceschopnosti destinací a podpora socioekonomických Více Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička
STRATEGIIE ROZVOJE MIIKROREGIIONU BYSTŘIIČKA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 6 3. PODNIKÁNÍ... 10 4. CESTOVNÍ Více STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020
Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie Více Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje
Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty Více ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice
ADONIS ZO ČSOP projekty v cestovním ruchu 29.10.2009, Dolní Kounice Základní informace o organizaci občanské sdružení s právní subjektivitou dle zákona č. 83/1990 nevládní nezisková organizace registrace Více Portál cykloturistiky Jihomoravského kraje
Portál cykloturistiky Jihomoravského kraje Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trnavského samosprávného kraje v oblasti cyklistiky Aktualizace portálu Cykloturistika jižní Moravy Vytvoření systému Více Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji. Eva Jankovská, 17. října 2014 EDUCA Liberec
Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji Eva Jankovská, 17. října 2014 EDUCA Liberec Zase další projekt? Programovací období trvá do roku Více Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci
15. Cyklistická cesta Ploučnice, aneb Zelená cyklomagistrála Ploučnice 1. Základní informace Celková délka cyklomagistrály: 85km, z toho 50km Podralsko Celkové náklady projektu: odborný odhad 200 mil. Více SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD NÁVRH Veřejné projednání
V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Více Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje
Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty Více Město Uherský Brod. Kampaň TADY ŽIJU
Město Uherský Brod Kampaň TADY ŽIJU Představení města Uherský Brod Počet obyvatel v Uherském Brodě: 16 631 Představení města Uherský Brod - poloha Město Uherský Brod se nachází na jihovýchodě Moravy ve Více ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7
Leden 2016 OBSAH 1 2 ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 7 2.1.1 ÚZEMÍ... 7 2.1.2 OBYVATELSTVO... 11 2.1.3 HOSPODÁŘSTVÍ... 30 2.1.4 INFRASTRUKTURA... 55 2.1.5 VYBAVENOST... 74 2.1.6 Více KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
A05-01 Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí DC01 Městský úřad Mnichovo Hradiště Odbor správy majetku a rozvoje města vlastníci a správci inženýrských sítí území města Mnichovo Hradiště ano, u nových Více Regionální operační program Severovýchod
Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských Více Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: 18. 4. 2012 37 Věc: Krušnohorská magistrála, uzavření partnerských smluv Důvod předložení: Rozhodnutí o uzavření partnerských smluv pro realizaci Více Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu
Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava Více STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ
STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání Více Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec
Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec pořizovatel: Obecní úřad Srubec Říjen 2016 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování Více Územně analytické podklady. Ústeckého kraje. (část - Rozbor udržitelného rozvoje území)
Územně analytické podklady Ústeckého kraje (část - Rozbor udržitelného rozvoje území) RNDr. Libor Krajíček jednatel a ředitel společnosti Ing. arch. Karel Beránek hlavní zpracovatel zakázky duben 2009 Více D o h o d a (Memorandum)
D o h o d a (Memorandum) o vzájemné spolupráci MD, MMR, MŽP, MZ a krajů k naplnění realizace Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR Úvod Vláda České republiky přijala usnesením vlády č. 678 ze Více Místní akční plán Frýdek-Místek
Místní akční plán Frýdek-Místek Společné jednání zástupců obcí, DSO a MAS Třanovice, 14. 1. 2016 Program jednání 1) Přivítání 2) Projednání podání projektové žádosti na tvorbu MAP a. Místní akční plán Více Soulad budování cyklostezek s rozvojovými dokumenty
Soulad budování cyklostezek s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras jiţ v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno Více PROGRAM ROZVOJE MĚSTA PLASY
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA PLASY Akční plán Objednatel: Město Plasy Plzeňská 285 331 01 Plasy Zpracovatel: Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1 301 11 Plzeň Listopad 2015 Obsah Více OSOBNÍ ÚDAJE. PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI Od do 2/2011 - současnost Název a adresa Město Žlutice (Žlutice, Česká republika)
E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T OSOBNÍ ÚDAJE Jméno Ondřej Fábera Adresa Rabštejn nad Střelou 11, 331 62 Manětín Telefon 728 215 628 E-mail arebaf.jerdno@centrum.cz Národnost Česká Více Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje
Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času Více Hodnotící tabulky. Příloha č. 3c
Příloha č. 3c Hodnotící tabulky Bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy 2 podpora prosperity regionu, 2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, Více WWW.MIKROREGIONKAHAN.CZ Hutni osada 14 664 84, Zastavka Tel.: +420 546 429 048 Fax: +420 546 429 048 E-mail: manazer@mikroregionkahan.
WWW.MIKROREGIONKAHAN.CZ Hutni osada 14 664 84, Zastavka Tel.: +420 546 429 048 Fax: +420 546 429 048 E-mail: manazer@mikroregionkahan.cz Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kahan byl založen v roce 2000 Více Regionální operační program NUTS II Severozápad
Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita Více 1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek
STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (AKČNÍ PLÁN MĚSTA 2005-2006) Verze - červen 2005 1. Úvod Posláním akčního plánu je převedení Strategie města do běžného každodenního života. Jde o nástroj sloužící Více Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)
Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov Více 21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA
1. Základní údaje k celému toku 21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA Délka toku: Bečva 62 km, Rožnovská Bečva 31,5 km, Vsetínská Bečva 49 km) Prameny: Čarták 870 m n. m. Více PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu
4.10.2012 PRAHA Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu Osnova prezentace Co se podařilo zrealizovat v oblasti podpory Více Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec
Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec Listopad 2015 1 OBSAH Úvodní slovo starosty. 3 Popis dokumentu 4 Popis procesu tvorby dokumentu... 5 Struktura dokumentu.. 6 Schvalovací proces dokumentu.. Více SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1
SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza Více Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje
Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty Více Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010
Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 P - rozloha 83,3 km 2 - vyhlášena 19. 3. 1976 - na území CHKO je 10 obcí - zasahuje na 11 katastrálních území - sídlem Správy je Mikulov na Moravě - posláním je ochrana přírody Více Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice
PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO Více Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje
Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty Více CYKLOSTEZKY A CYKLOTRASY
MIKROREGION ŽERMANICKÉ A TĚRLICKÉ PŘEHRADY Dobrovolný svazek obcí CYKLOSTEZKY A CYKLOTRASY Albrechtice Bruzovice Dolní Havířov Horní Horní Lučina Pazderna Soběšovice Těrlicko Žermanice Domaslavice Bludovice Více Zápis z pracovního jednání Česko jede, které proběhlo dne 6.11. 2014 v Brně, v rámci veletrhu Sport Life a semináře Česko jede
Zápis z pracovního jednání Česko jede, které proběhlo dne 6.11. 2014 v Brně, v rámci veletrhu Sport Life a semináře Česko jede Přítomni: Jaroslav Martinek, Jitka Vrtalová, Ivana Popelová (Asociace měst Více 9. REKREACE 9.1 HRADECKO
Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Více NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko
NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz Více Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany
Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s Více 2017 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář

References: zákona č. 100
 zákona č. 100
 zákona č. 100
 zákona č. 83
 zákona č. 183
 zákona č. 183
 zákona č. 183