Source: https://www.zamowienia20.pl/pl2/przetarg/602913-N-2017/
Timestamp: 2019-08-24 20:48:37+00:00

Document:
Przetarg - 602913-N-2017 ZP.271.149.2017 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej - Zamówienia 2.0
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż Nacyny od ulicy Rzecznej do Obwiedni Południowej
Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż Nacyny od ulicy Rzecznej do Obwiedni Południowej. Dla tego zadania Projektant ma obowiązek: •	wykonać aktualizacje podkładów geodezyjnych do celów projektowych wraz z pomiarami sytuacyjno-wysokościowymi, •	wykonać inwentaryzację zieleni przeznaczonej do likwidacji oraz zieleni znajdującej się w zakresie opracowania, •	przeprowadzić badania geologiczne wraz z określeniem warunków gruntowo-wodnych podłoża gruntowego oraz nośności nawierzchni, •	opracować specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej z branż, •	wykonać podziały nieruchomości wraz ze stabilizacją stałych punktów granicznych, •	sporządzić kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary na podstawie Katalog Nakładów Rzeczowych (osobno dla każdej z branż), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. , nr 130, poz. 1389), •	opracować projekt budowlany, •	opracować projekt wykonawczy, •	opracować projekt docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem, •	uzyskać decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID), •	uzyskać decyzję o pozwoleniu wodno prawnym, •	uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (o ile będzie wymagana), •	wykonać opisy nieruchomości zajmowanych w trybie „specustawy drogowej”, •	złożyć oświadczenia zobowiązujące go do pełnienia odpłatnego nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji objętej dokumentacją płatnego zgodnie ze środowiskowymi zasadami wyceny prac projektowych, •	uzyskać decyzję ustalającą linię brzegową (w razie takiej potrzeby), •	uzyskać pozytywną opinię oficera rowerowego Urzędu Miasta Rybnika na etapie koncepcji oraz na etapie wykonania projektu budowlanego zgodnie z zarządzeniem nr 12/2016 Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju systemu transportu zrównoważonego, w tym rowerowego na terenie miasta Rybnika oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej na drogach w mieście, •	uzyskać za pośrednictwem Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, przed odbiorem przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zgodnie z zarządzeniem nr 66/2016 Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie inwestycji realizowanych przez Miasto Rybnik. Projekt winien nosić tytuł: Budowa łącznika ulic Rzeczna – Obwiednia Południowa. Założenia projektowe: - jezdnia o naw. bitumicznej szer. 4m (KR1), - oświetlenie parkowe (niskie) z układem sterowania (czujniki ruchu – detekcja pieszego i rowerzysty), - miejsca postoju dla rowerzystów (stojak na rowery, ławeczka, kosz na śmieci), - przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia podziemnego i sieci nadziemnych, - w razie potrzeby uzyskanie decyzji ustalającej linię brzegową Projekt budowlany powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.4.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego na podstawie, których Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego zezwolenie na realizację inwestycji drogowej zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zamawiającemu winna być przekazana dokumentacja w wersji papierowej obejmująca: 	oryginały pozwoleń, uzgodnień i opinii, 	ostateczną decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wraz z projektami podziału – 8 egz., 	opisy nieruchomości – 2 egz., 	projekt budowlany stanowiący załącznik do wniosku – 4 szt., 	inwentaryzacja zieleni przeznaczonej do likwidacji oraz zieleni znajdującej się w zakresie opracowania – 4 szt., 	ekspertyza geologiczna – 3 szt., 	projekt wykonawczy z informacją o planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – 4 szt., 	projekt docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem – 3 szt., 	specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 3 szt. (dla każdej z branż), 	przedmiar robót – 3 szt. (z podziałem na branże), 	kosztorys inwestorski – 3 szt. (z podziałem na branże). Dokumentacja winna być dodatkowo opracowana w wersji cyfrowej na nośniku CD. Przyjmuje się następujące rodzaje plików: całość dokumentacji w formacie pdf. Dodatkowo należy dołączyć: •	kosztorysy w formacie ath, sko (athena soft, seko), •	część rysunkową w formacie dwg lub dgn (ACAD, Bentley). Projekt winien zawierać pisemne oświadczenie projektanta, że został on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć •	dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, więc musi zostać opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z zapisem art. 29-30b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, •	dokumentacja projektowa w swej treści nie może zawierać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Ewentualne odstępstwo od tego zakazu musi być uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którą należy opisać w dokumentacji projektowej wraz z podaniem przyczyn dlaczego nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i określeniem parametrów równoważnych, •	dokumentacja projektowa musi zawierać w swojej treści informacje o sposobach uwzględnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, •	forma i teść dokumentacji musi być zgodna z wymaganiami Ustawy i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami. Od Wykonawcy oczekujemy: 1)	złożenia oświadczenia zobowiązującego do pełnienia nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji objętej dokumentacją zgodnie z ustawą prawo budowlane, 2)	przekazania całości praw autorskich do dokumentacji Zamawiającemu w formie oświadczenia, W ramach pełnienia nadzoru autorskiego Projektant jest zobowiązany do każdorazowego stawienia się na placu budowy na pisemne lub mailowe wezwanie inwestora. Szacuje się 20 wizyt na budowie w ramach całej umowy. Nadzór autorski. -	koszt pełnienia nadzoru autorskiego należy uwzględnić w cenie projektów, przy założeniu, że zamówienie zostanie zrealizowane do końca 2019 roku. -	błędy projektowe w dokumentacji Wykonawca usuwa na własny koszt. Stosownie do treści art. 30 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że dokumentacja będzie przewidywać zastosowanie na wszystkich zjazdach i przejściach dla pieszych obniżenie krawężników o wysokości do 2 cm, kostkę integracyjną oraz sygnał dźwiękowy na przejściach dla pieszych. Szczegółowy zakres zamówienia precyzują mapy sytuacyjne
Ogłoszenie nr 602913-N-2017 z dnia 2017-10-17 r.
Miasto Rybnik: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż Nacyny od ulicy Rzecznej do Obwiedni Południowej
Miasto Rybnik, krajowy numer identyfikacyjny 276255430, ul. Bolesława Chrobrego 2 , 44-200 Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48324392302, e-mail zam_pub@um.rybnik.pl, faks +48324224124.
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Bolesława Chrobrego 2 pok. 302
ZP.271.149.2017
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż Nacyny od ulicy Rzecznej do Obwiedni Południowej. Dla tego zadania Projektant ma obowiązek: •	wykonać aktualizacje podkładów geodezyjnych do celów projektowych wraz z pomiarami sytuacyjno-wysokościowymi, •	wykonać inwentaryzację zieleni przeznaczonej do likwidacji oraz zieleni znajdującej się w zakresie opracowania, •	przeprowadzić badania geologiczne wraz z określeniem warunków gruntowo-wodnych podłoża gruntowego oraz nośności nawierzchni, •	opracować specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej z branż, •	wykonać podziały nieruchomości wraz ze stabilizacją stałych punktów granicznych, •	sporządzić kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary na podstawie Katalog Nakładów Rzeczowych (osobno dla każdej z branż), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. , nr 130, poz. 1389), •	opracować projekt budowlany, •	opracować projekt wykonawczy, •	opracować projekt docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem, •	uzyskać decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID), •	uzyskać decyzję o pozwoleniu wodno prawnym, •	uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (o ile będzie wymagana), •	wykonać opisy nieruchomości zajmowanych w trybie „specustawy drogowej”, •	złożyć oświadczenia zobowiązujące go do pełnienia odpłatnego nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji objętej dokumentacją płatnego zgodnie ze środowiskowymi zasadami wyceny prac projektowych, •	uzyskać decyzję ustalającą linię brzegową (w razie takiej potrzeby), •	uzyskać pozytywną opinię oficera rowerowego Urzędu Miasta Rybnika na etapie koncepcji oraz na etapie wykonania projektu budowlanego zgodnie z zarządzeniem nr 12/2016 Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju systemu transportu zrównoważonego, w tym rowerowego na terenie miasta Rybnika oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej na drogach w mieście, •	uzyskać za pośrednictwem Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, przed odbiorem przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zgodnie z zarządzeniem nr 66/2016 Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie inwestycji realizowanych przez Miasto Rybnik. Projekt winien nosić tytuł: Budowa łącznika ulic Rzeczna – Obwiednia Południowa. Założenia projektowe: - jezdnia o naw. bitumicznej szer. 4m (KR1), - oświetlenie parkowe (niskie) z układem sterowania (czujniki ruchu – detekcja pieszego i rowerzysty), - miejsca postoju dla rowerzystów (stojak na rowery, ławeczka, kosz na śmieci), - przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia podziemnego i sieci nadziemnych, - w razie potrzeby uzyskanie decyzji ustalającej linię brzegową Projekt budowlany powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.4.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego na podstawie, których Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego zezwolenie na realizację inwestycji drogowej zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zamawiającemu winna być przekazana dokumentacja w wersji papierowej obejmująca: 	oryginały pozwoleń, uzgodnień i opinii, 	ostateczną decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wraz z projektami podziału – 8 egz., 	opisy nieruchomości – 2 egz., 	projekt budowlany stanowiący załącznik do wniosku – 4 szt., 	inwentaryzacja zieleni przeznaczonej do likwidacji oraz zieleni znajdującej się w zakresie opracowania – 4 szt., 	ekspertyza geologiczna – 3 szt., 	projekt wykonawczy z informacją o planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – 4 szt., 	projekt docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem – 3 szt., 	specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 3 szt. (dla każdej z branż), 	przedmiar robót – 3 szt. (z podziałem na branże), 	kosztorys inwestorski – 3 szt. (z podziałem na branże). Dokumentacja winna być dodatkowo opracowana w wersji cyfrowej na nośniku CD. Przyjmuje się następujące rodzaje plików: całość dokumentacji w formacie pdf. Dodatkowo należy dołączyć: •	kosztorysy w formacie ath, sko (athena soft, seko), •	część rysunkową w formacie dwg lub dgn (ACAD, Bentley). Projekt winien zawierać pisemne oświadczenie projektanta, że został on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć •	dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, więc musi zostać opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z zapisem art. 29-30b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, •	dokumentacja projektowa w swej treści nie może zawierać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Ewentualne odstępstwo od tego zakazu musi być uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którą należy opisać w dokumentacji projektowej wraz z podaniem przyczyn dlaczego nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i określeniem parametrów równoważnych, •	dokumentacja projektowa musi zawierać w swojej treści informacje o sposobach uwzględnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, •	forma i teść dokumentacji musi być zgodna z wymaganiami Ustawy i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami. Od Wykonawcy oczekujemy: 1)	złożenia oświadczenia zobowiązującego do pełnienia nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji objętej dokumentacją zgodnie z ustawą prawo budowlane, 2)	przekazania całości praw autorskich do dokumentacji Zamawiającemu w formie oświadczenia, W ramach pełnienia nadzoru autorskiego Projektant jest zobowiązany do każdorazowego stawienia się na placu budowy na pisemne lub mailowe wezwanie inwestora. Szacuje się 20 wizyt na budowie w ramach całej umowy. Nadzór autorski. -	koszt pełnienia nadzoru autorskiego należy uwzględnić w cenie projektów, przy założeniu, że zamówienie zostanie zrealizowane do końca 2019 roku. -	błędy projektowe w dokumentacji Wykonawca usuwa na własny koszt. Stosownie do treści art. 30 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że dokumentacja będzie przewidywać zastosowanie na wszystkich zjazdach i przejściach dla pieszych obniżenie krawężników o wysokości do 2 cm, kostkę integracyjną oraz sygnał dźwiękowy na przejściach dla pieszych. Szczegółowy zakres zamówienia precyzują mapy sytuacyjne
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 2 opracowania dokumentacji projektowej branży drogowej o długości drogi 500 m., w skład których wchodzi: -	budowa oświetlenia ulicznego, oraz -	budowa kanalizacji deszczowej lub odwodnienia, oraz -	przebudowa urządzeń obcych. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej dotyczący wykonanych usług, musi być spełniony: a)	przez Wykonawcę samodzielnie lub b)	przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie; c)	a w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie. Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia
1.	Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, tj. : wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 2.	Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytuację którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków (dokumenty wskazane w pkt 1)
1.	Formularz oferty. 2.	Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3.	W przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna dowód wniesienia wadium, tj. gwarancję/poręczenie. 4.	W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5.	Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: 1)	Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 2)	podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru sądowego) – pełnomocnictwo do podpisania oferty. 6.	Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie „Zbiorcze zestawienie ofert” na swojej stronie internetowej www.bip.um.rybnik.eu.
2000 PLN (dwa tysiące złotych).
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1.	Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w niżej opisanych przypadkach: 1)	przedłużenie terminu realizacji umowy w sytuacji, gdy uzyskanie przez Wykonawcę pozwoleń, uzgodnień i opinii niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zostanie wydane przez właściwe organy z przekroczeniem terminów ustawowych, a w przypadku braku terminu ustawowego, gdy oczekiwanie na wymagane uzgodnienia wynosi powyżej 30 dni od daty złożenia wniosku o ich wydanie, o czas przekroczenia wyżej podanego terminu. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania Zamawiającemu daty złożenia wniosku oraz faktu pisemnego monitowania jego rozpatrzenia (minimum 1 raz na każde 14 dni wnioskowanego przez Wykonawcę terminu przedłużenia umowy) poprzez pismo, e-mail, fax, 2)	przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile będą trwały warunki atmosferyczne, takie jak wystąpienie zmarzliny gruntu lub pokrywy śnieżnej (udokumentowane i potwierdzone przez osobę odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego), które uniemożliwią stabilizację punktów granicznych w terenie, 3)	przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia protestów społecznych, związanych z realizacją niniejszej umowy, mające wpływ na uzyskanie decyzji ZRID. 2.	Podstawą przedłużenia terminu umownego jest zgłoszenie przerwania robót budowlanych przez Wykonawcę w dacie ich przerwania, ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania, potwierdzone każdorazowo przez Zamawiającego w formie pisemnej. Przedłużenie terminu nastąpi w oparciu o aneks do umowy. Podstawą sporządzenia aneksu do umowy będzie wniosek Wykonawcy, w którym Zamawiający potwierdzi okres wstrzymania robót na podstawie okoliczności opisanych w ust. 1. 1.	Zamawiający określa następujące zasady zmian umowy w zakresie wynagrodzenia za nadzory autorskie w przypadku zmiany: 1)	stawki podatku od towarów i usług – Strony ustalają protokolarnie wartość prac wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku VAT. Nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie do prac wykonywanych po dniu zmiany stawki podatku VAT, 2)	wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, które mają bezpośredni wpływ na zaoferowaną cenę jednostkową, 3)	zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz personelu, który realizuje przedmiot umowy, i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, które mają bezpośredni wpływ na zaoferowaną cenę jednostkową. 2.	Zmiany, o których mowa w ust. 1 będą wprowadzane do umowy na pisemny, uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Niezależnie od obowiązku załączenia do wniosku szczegółowej kalkulacji kosztów, o której mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest wykazać i udowodnić Zamawiającemu wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami będzie podlegać weryfikacji Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości ceny jednostkowej w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał warunków opisanych w postanowieniach niniejszego paragrafu. 3.	Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy będą wprowadzane pisemnie w formie aneksu pod rygorem nieważności.
Data: 2017-10-25, godzina: 10:30,
Ogłoszenie nr 500076808-N-2017 z dnia 18-12-2017 r.
Numer ogłoszenia: 602913-N-2017
Miasto Rybnik, Krajowy numer identyfikacyjny 276255430, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48324392302, e-mail zam_pub@um.rybnik.pl, faks +48324224124.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż Nacyny od ulicy Rzecznej do Obwiedni Południowej. Dla tego zadania Projektant ma obowiązek: •	wykonać aktualizacje podkładów geodezyjnych do celów projektowych wraz z pomiarami sytuacyjno-wysokościowymi, •	wykonać inwentaryzację zieleni przeznaczonej do likwidacji oraz zieleni znajdującej się w zakresie opracowania, •	przeprowadzić badania geologiczne wraz z określeniem warunków gruntowo-wodnych podłoża gruntowego oraz nośności nawierzchni, •	opracować specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej z branż, •	wykonać podziały nieruchomości wraz ze stabilizacją stałych punktów granicznych, •	sporządzić kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary na podstawie Katalog Nakładów Rzeczowych (osobno dla każdej z branż), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. , nr 130, poz. 1389), •	opracować projekt budowlany, •	opracować projekt wykonawczy, •	opracować projekt docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem, •	uzyskać decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID), •	uzyskać decyzję o pozwoleniu wodno prawnym, •	uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (o ile będzie wymagana), •	wykonać opisy nieruchomości zajmowanych w trybie „specustawy drogowej”, •	złożyć oświadczenia zobowiązujące go do pełnienia odpłatnego nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji objętej dokumentacją płatnego zgodnie ze środowiskowymi zasadami wyceny prac projektowych, •	uzyskać decyzję ustalającą linię brzegową (w razie takiej potrzeby), •	uzyskać pozytywną opinię oficera rowerowego Urzędu Miasta Rybnika na etapie koncepcji oraz na etapie wykonania projektu budowlanego zgodnie z zarządzeniem nr 12/2016 Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju systemu transportu zrównoważonego, w tym rowerowego na terenie miasta Rybnika oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej na drogach w mieście, •	uzyskać za pośrednictwem Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, przed odbiorem przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zgodnie z zarządzeniem nr 66/2016 Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie inwestycji realizowanych przez Miasto Rybnik. Projekt winien nosić tytuł: Budowa łącznika ulic Rzeczna – Obwiednia Południowa. Założenia projektowe: - jezdnia o naw. bitumicznej szer. 4m (KR1), - oświetlenie parkowe (niskie) z układem sterowania (czujniki ruchu – detekcja pieszego i rowerzysty), - miejsca postoju dla rowerzystów (stojak na rowery, ławeczka, kosz na śmieci), - przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia podziemnego i sieci nadziemnych, - w razie potrzeby uzyskanie decyzji ustalającej linię brzegową Projekt budowlany powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.4.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego na podstawie, których Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego zezwolenie na realizację inwestycji drogowej zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zamawiającemu winna być przekazana dokumentacja w wersji papierowej obejmująca: 	oryginały pozwoleń, uzgodnień i opinii, 	ostateczną decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wraz z projektami podziału – 8 egz., 	opisy nieruchomości – 2 egz., 	projekt budowlany stanowiący załącznik do wniosku – 4 szt., 	inwentaryzacja zieleni przeznaczonej do likwidacji oraz zieleni znajdującej się w zakresie opracowania – 4 szt., 	ekspertyza geologiczna – 3 szt., 	projekt wykonawczy z informacją o planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – 4 szt., 	projekt docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem – 3 szt., 	specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 3 szt. (dla każdej z branż), 	przedmiar robót – 3 szt. (z podziałem na branże), 	kosztorys inwestorski – 3 szt. (z podziałem na branże). Dokumentacja winna być dodatkowo opracowana w wersji cyfrowej na nośniku CD. Przyjmuje się następujące rodzaje plików: całość dokumentacji w formacie pdf. Dodatkowo należy dołączyć: •	kosztorysy w formacie ath, sko (athena soft, seko), •	część rysunkową w formacie dwg lub dgn (ACAD, Bentley). Projekt winien zawierać pisemne oświadczenie projektanta, że został on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć •	dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, więc musi zostać opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z zapisem art. 29-30b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, •	dokumentacja projektowa w swej treści nie może zawierać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Ewentualne odstępstwo od tego zakazu musi być uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którą należy opisać w dokumentacji projektowej wraz z podaniem przyczyn dlaczego nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i określeniem parametrów równoważnych, •	dokumentacja projektowa musi zawierać w swojej treści informacje o sposobach uwzględnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, •	forma i teść dokumentacji musi być zgodna z wymaganiami Ustawy i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami. Od Wykonawcy oczekujemy: 1)	złożenia oświadczenia zobowiązującego do pełnienia nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji objętej dokumentacją zgodnie z ustawą prawo budowlane, 2)	przekazania całości praw autorskich do dokumentacji Zamawiającemu w formie oświadczenia, W ramach pełnienia nadzoru autorskiego Projektant jest zobowiązany do każdorazowego stawienia się na placu budowy na pisemne lub mailowe wezwanie inwestora. Szacuje się 20 wizyt na budowie w ramach całej umowy. Nadzór autorski. -	koszt pełnienia nadzoru autorskiego należy uwzględnić w cenie projektów, przy założeniu, że zamówienie zostanie zrealizowane do końca 2019 roku. -	błędy projektowe w dokumentacji Wykonawca usuwa na własny koszt. Stosownie do treści art. 30 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że dokumentacja będzie przewidywać zastosowanie na wszystkich zjazdach i przejściach dla pieszych obniżenie krawężników o wysokości do 2 cm, kostkę integracyjną oraz sygnał dźwiękowy na przejściach dla pieszych. Szczegółowy zakres zamówienia precyzują mapy sytuacyjne.
134070.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 145004.80
email: zam_pub@um.rybnik.pl
tel: +48324392302
fax: +48324224124
602913-N-2017
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż Nacyny od ulicy Rzecznej do Obwiedni Południowej Biuro Studiów i Projektów Komunikacji Sp. z o.o.
ul. Szenwalda 42, 40-619 Katowice, woj. śląskie 2017-12-18 134 070,00
145 005,00 zł

References: art. 29
 art. 30
 art. 29
 art. 30
 art. 86
 art. 86
 art. 144
 art. 29
 art. 30