Source: http://slideplayer.es/slide/102191/
Timestamp: 2017-08-23 17:54:49+00:00

Document:
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA FINIQUITO DE CONTRATOS - ppt descargar
Publicada porErcilia Abril Modificado hace 3 años
Presentación del tema: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA FINIQUITO DE CONTRATOS"— Transcripción de la presentación:
1 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA FINIQUITO DE CONTRATOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INSTITUCIONALES EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA FINIQUITO DE CONTRATOS CLAVE: PA-OP-31 JULIO DE 2005
2 1 de 17 ÍNDICE Página 1.- Desarrollo (Descripción de las Actividades) 2.- Diagrama de Flujo 3.- Marco Normativo 4.- Anexos 5.- Sección de Firmas de Autorización y Cambios
Dependencias Actividades Formatos INICIA PROCEDIMIENTO Viene del Procedimiento Administrativo Institucional para Recepción Contractual de Obras o Servicios. Viene del Procedimiento Administrativo Institucional para Rescisión del Contrato por Causas Imputables al Contratista. Viene del Procedimiento Administrativo Institucional para Terminación Anticipada de Contratos de Obra Pública. 1A.-Elabora el finiquito de la obra dentro del plazo estipulado en el contrato, para el caso de la recepción contractual éste no podrá exceder de sesenta días naturales a partir de la recepción física. 1B.-Participa. 2.-	¿Existe desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, el contratista no participó en su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato? SÍ: Continúa en la actividad No. 3. NO: Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Elaboración y Trámite de Estimaciones de Contratos. Pasa a la actividad No. 9 3.-	Comunica el resultado al Contratista dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión. 4.-	Comunicado el resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. 5.-	¿Alegó el Contratista dentro de un plazo de quince días naturales lo a que a su derecho correspondía? SÍ: Continúa en la actividad No. 6. NO: Pasa a la actividad No. 7. 6.- Recibe y analiza los alegatos y por escrito le comunica su determinación. Residencia de Obra Acta de Finiquito del Contrato Área Responsable de la Contratación y Contratista Residencia de Obra Residencia de Obra Contratista Residencia de Obra Residencia de Obra
Dependencias Actividades Formatos 7.- Considera aceptado el finiquito 8.-	Le comunica por escrito al Contratista la disposición del pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes o en su caso, la aplicación de las garantías. 9.-	Levanta acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Elaboración e Integración de Bases para Contratación, en los casos de Rescisión o Terminación Anticipada. Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Entrega-Recepción de Obras al Área Usuaria. TERMINA PROCEDIMIENTO Residencia de Obra Residencia de Obra Residencia de Obra Acta Administrativa de Extinción de derechos y Obligaciones del Contrato
5 4 de 17 2. Diagrama de Flujo Inicio Inicio INICIA PROCEDIMIENTO
Contratista Residencia de Obra Área Responsable de la Contratación Actividades Formatos Inicio Inicio INICIA PROCEDIMIENTO Viene del Procedimiento Adminis-trativo Institucional para Recepción Contractual de Obras o Servicios. Viene del Procedimiento Adminis-trativo Institucional para Rescisión del Contrato por Causas Imputables al Contratista. Viene del Procedimiento Adminis-trativo Institucional para Terminación Anticipada de Contratos de Obra Pública. 1A.-Elabora el finiquito de la obra dentro del plazo estipulado en el contrato, para el caso de la recepción contractual éste no podrá exceder de sesenta días naturales a partir de la recepción física. 1B.-Participa. 2.-	¿Existe desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, el contratista no participó en su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato? SÍ: Continúa en la actividad No. 3. NO: Ir al Procedimiento Adminis-trativo Institucional para Elaboración y Trámite de Estimaciones de Contratos. Pasa a la actividad No. 9. 3.-	Comunica el resultado al Contratista dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión. 4.-	Comunicado el resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. . Recepción Contractual de Obras o Servicios. Rescisión del Contrato por Causas Imputables al Contratista. Terminación Anticipada de Contratos de Obra Pública. 2 1B 2 1A 2 1B Acta de Finiquito del Contrato Elaboración y Trámite de Estimaciones de Contratos NO 2 A SÍ 2 3 2 4 I
6 TERMINA PROCEDIMIENTO
5 de 17 2. Diagrama de Flujo Contratista Residencia de Obra Área Responsable de la Contratación Actividades Formatos I 5.-	¿Alegó el Contratista dentro de un plazo de quince días naturales lo a que a su derecho correspondía? SÍ: Continúa en la actividad No. 6. NO: Pasa a la actividad No. 7. 6.-Recibe y analiza los alegatos y por escrito le comunica su determinación. 7.- Considera aceptado el finiquito 8.-	Le comunica por escrito al Contratista la disposición del pago correspon-diente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes o en su caso, la aplicación de las garantías. 9.-	Levanta acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Elaboración e Integración de Bases para Contratación, en los casos de Rescisión o Terminación Anticipada. Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Entrega-Recepción de Obras al Área Usuaria. TERMINA PROCEDIMIENTO NO 5 SÍ 6 7 2 8 A 9 Acta Administra-tiva de Extinción de Derechos y Obligacio-nes del Contrato Elaboración e Integración de Bases para Contratación Entrega-Recepción de Obras al Área Usuaria Fin
7 6 de 17 3.- Marco Normativo ACTIVIDAD L.O.P.S.R.M. (Artículo)
R.L.O.P.S.R.M. POBALINES (Punto) 1A 64 pfo. 2 46 – IV 139 pfo. 1 140 141 3 64 pfo. 3 142 6.15 pfo. 4 4 6 7 8 64 pfo. 4 9 143 L.O.P.S.R.M.- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con reformas y adiciones del mes de julio de 2005 R.L.O.P.S.R.M.- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas POBALINES.- Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales
8 7 de 17 4.- ANEXOS Página 4.1.- Acta de Finiquito del Contrato 4.2.- Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones del Contrato
9 ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No.__________.
SUBDIRECCIÓN (anotar la Región) (anotar el nombre del Activo o Gerencia) (anotar el nombre del Área-Subgcia., coord., etc-) (anotar el nombre del departamento) ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No.__________. En la ciudad de , siendo las horas del día (anotar la fecha), se reunieron en las Oficinas del Departamento (anotar el nombre del departamento responsable de la ejecución de los trabajos) del (anotar el nombre del Activo o Gerencia), ubicadas en (anotar el domicilio completo del lugar en que se lleva a cabo el acto), las personas cuyos nombre y carácter con que intervienen se mencionan a continuación: (anotar el nombre correspondiente – este dato es obligatorio) en su carácter de Residente de Obra de Petróleos Mexicanos; anotar el nombre correspondiente – este dato es opcional) en su carácter de Supervisor de Obra de Petróleos Mexicanos; anotar el nombre correspondiente – este dato es obligatorio) en su carácter de Superintendente de Construcción del Contratista (anotar el nombre o razón social de la persona física o moral con quien se suscribió el contrato). Para realizar con fundamento en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 141 de su Reglamento, y la cláusula del contrato, el FINIQUITO de los trabajos que se especifícan a continuación: I.- Datos Generales del contrato. Número de contrato:	(anotar el número del contrato) Número(s) de SAP:	(anotar el(los) número(s) SAP del contrato. Fecha de formalización:	(dd/mmm/aaaa) Objeto del Contrato:	“ anotar la descripción “. Monto original del contrato:	(anotar en monto del contrato con número y letra). Plazo de ejecución contractual:	______________ días naturales. Fecha de inicio según contrato:	(dd/mmm/aaaa) Fecha de terminación según contrato:	(dd/mmm/aaaa) Descripción Diagrama
10 ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No.__________.
SUBDIRECCIÓN (anotar la Región) (anotar el nombre del Activo o Gerencia) (anotar el nombre del Área-Subgcia., coord., etc-) (anotar el nombre del departamento) ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No.__________. II.- Modificaciones. Aumento o disminución de (anotar los convenios celebrados) monto según convenio(s): Monto modificado:	(anotar el nuevo monto del contrato con número y letra). Porcentaje de modificación:	( %) Monto real ejercido (1):	(anotar el monto con número y letra) Monto pagado por ajuste de costos(2):	(anotar el monto con número y letra) Monto total ejercido (1+2):	(anotar el monto con número y letra) Fecha de inicio real:	(dd/mmm/aaaa) Ampliación o reducción de plazo:	______________ días naturales. Según convenio(s):	(anotar los convenios celebrados) Plazo de ejecución modificado:	______________ días naturales. Fecha de terminación modificada:	(dd/mmm/aaaa) Fecha de terminación real:	(dd/mmm/aaaa) Plazo de ejecución real:	______________ días naturales. * en caso de que se hubieran aprobado convenios de otro tipo, se deberá incluirlos. Nota No. 1 (En caso que durante la ejecución de los trabajos se hubieran ordenado suspensiones temporales deberá relatarse de manera detallada las causas que le dieron origen, los periodos de suspensión, fecha de reanudación y la fecha de terminación resultante.) Descripción Diagrama
11 ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No.__________.
SUBDIRECCIÓN (anotar la Región) (anotar el nombre del Activo o Gerencia) (anotar el nombre del Área-Subgcia., coord., etc-) (anotar el nombre del departamento) ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No.__________. Ejemplos: Debido a causas no imputables al contratista, PEMEX ordenó la suspensión (parcial o total) de los trabajos por un periodo de ____ días naturales, comprendidos del al , lo cual tuvo como consecuencia el diferimiento de la fecha de terminación, tal como quedó asentado en el acta circunstanciada de fecha y en la bitácora de la obra. Por causas imputables al contratista, los trabajos tuvieron un atraso en la conclusión de los mismos, incurriendo en mora por un periodo de ___ días naturales, por lo que el contratista se hizo acreedor a las penas convencionales establecidas en la cláusula del contrato. III. Relación de Estimaciones. Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por Petróleos Mexicanos son las que se relacionan a continuación: Estimación No. De fecha Periodo que comprende Monto estimado: Monto acumulado: del al Total: Nota No. 2 (Si durante la ejecución de los trabajos se requirió la realización de cantidades adicionales a las previstas originalmente y fue autorizado el pago en las estimaciones de los trabajos ejecutados previamente a la celebración del o los convenios respectivos, sin rebasar el presupuesto autorizado en el contrato, deberá detallar en la tabla siguiente como se ejercieron: Descripción Diagrama
12 ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No.__________.
SUBDIRECCIÓN (anotar la Región) (anotar el nombre del Activo o Gerencia) (anotar el nombre del Área-Subgcia., coord., etc-) (anotar el nombre del departamento) ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No.__________. Relación de cantidades adicionales a las previstas originalmente, cuyo pago fue autorizado previamente a la celebración del convenio respectivo. No. Partida Concepto Unidad P.U. Cantidad Importe Estimación en la que se pago Nota No. 3 ( En caso de que como resultado del finiquito fuera necesario elaborar una última estimación, los datos de la misma se anotaran en el cuadro siguiente.) Como resultado del finiquito PEMEX y el Contratista determinaron que existen: 1.- saldos a favor del Contratista y para liquidarlos elaboraron la siguiente estimación, misma que será liquidada en los términos de la cláusula respectiva del contrato; 2.- saldos en contra del Contratista y para liquidarlos elaboraron la siguiente estimación, cuyo importe se deducirá de las cantidades pendientes de cubrir, procediéndose de acuerdo con lo establecido en el artículo 142 del Reglamento y, en su caso, del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Estimación No. De fecha periodo que comprende Monto estimado: Monto acumulado: del al Total: En caso de que se hubieran autorizado y pagado estimaciones por ajuste de costos, se deberá agregar la siguiente nota: Las estimaciones por ajuste de costos aprobadas y pagadas por Petróleos Mexicanos son la que se relacionan a continuación: Descripción Diagrama
13 ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No.______
SUBDIRECCIÓN (anotar la Región) (anotar el nombre del Activo o Gerencia) (anotar el nombre del Área-Subgcia., coord., etc-) (anotar el nombre del departamento) ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No.______ Estimación No. De fecha Periodo que comprende Monto estimado: Monto acumulado: del al Total: Los documentos con los cuales se resolvieron los factores de ajuste son los que se relacionan a continuación: Oficio de resolución No.: De fecha: Para los factores: Vigentes a partir de: IV.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad. De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepción Física de este contrato, la fianza No. (anotar en número de la fianza de vicios ocultos y los números de folio correspondientes) expedida por (anotar el nombre dela afianzadora que expidió la fianza), para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando Petróleos Mexicanos no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago. Por su parte el Superintendente de Construcción, (anotar su nombre) a nombre y representación de (anotar el nombre de la compañía contratista), manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a Pemex Exploración y Producción, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número (anotar el número de contrato), así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra contra Petróleos Mexicanos . Descripción Diagrama
14 ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No.______
SUBDIRECCIÓN (anotar la Región) (anotar el nombre del Activo o Gerencia) (anotar el nombre del Área-Subgcia., coord., etc-) (anotar el nombre del departamento) ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No.______ CUANDO UN CONTRATISTA DESEE DEJAR A SALVO SU DERECHO A PRESENTAR SOLICITUDES DE AJUSTE DE COSTOS, POR PARTE DE PETRÓLEOS MEXICANOS SE DEBERÁ INCLUIR LA SIGUIENTE LEYENDA: Con fundamento en el artículo 105 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el contratista deberá presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos ante Petróleos Mexicanos , en (anotar el nombre de la dependencia en que el contratista deberá presentar su solicitud), dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al periodo que los mismos indiquen, en el entendido que transcurrido dicho plazo, precluye en el derecho del contratista para reclamar dicho ajuste. De acuerdo con el último párrafo del artículo 141 de Reglamento, cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los quince días naturales siguientes a la firma del finiquito, este podrá utilizarse como el acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, debiendo agregar únicamente una: MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES. PEMEX y el Contratista manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamación Al no ser factible el pago indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa prevista en el último párrafo del artículo 64 de la Ley Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 00:00 horas del día (anotar la fecha), en la Cd. de , levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervienieron. Por Petróleos Mexicanos : Por (nombre o denominación del contratista o proveedor): (nombre y firma) Residente de Obra Superintendente de Construcción Descripción Diagrama
15 ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No.__________.
SUBDIRECCIÓN (anotar la Región) (anotar el nombre del Activo o Gerencia) (anotar el nombre del Área-Subgcia., coord., etc-) (anotar el nombre del departamento) ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No.__________. (en caso, nombre y firma) Supervisor de Obras Notas: 1.- Se deberán antefirmar todas las hojas. 2.- Se podrán incluir otros nombres y firmas, especificando el carácter con que intervinieron en el acto. 3.- En caso de que la última hoja del acta sólo contenga firmas, se deberá incluir la leyenda siguiente: Esta hoja forma parte integrante del Acta de Finiquito del Contrato No. , de fecha Descripción Diagrama
16 15 de 17 SUBDIRECCIÓN (anotar la Región) (anotar el nombre del Activo o Gerencia) (anotar el nombre del Área-Subgcia., Coord., etc-) (anotar el nombre del departamento) ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO No.__________ En la ciudad de , siendo las horas del día (anotar la fecha), se reunieron en las Oficinas del Departamento (anotar el nombre del departamento responsable de la ejecución de los trabajos) del (anotar el nombre del Activo o Gerencia), ubicadas en (anotar el domicilio completo del lugar en que se lleva a cabo el acto), las personas cuyos nombres y carácter con que intervienen se mencionan a continuación: (anotar el nombre correspondiente – este dato es obligatorio) en su carácter de Residente de Obra de Petróleos Mexicanos; (anotar el nombre correspondiente – este dato es obligatorio) en su carácter de Superintendente de Construcción del Contratista (anotar el nombre o razón social de la persona física o moral con quien se suscribió el contrato). Con fundamento en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 143 de su Reglamento y la cláusula del contrato, para dar por extinguidos los derechos y obligaciones del contrato que se especifica a continuación: Número de contrato:	(anotar el número de contrato) Objeto del Contrato:	“ anotar la descripción “. Nota No. 1 (En caso que en el finiquito del contrato hubieran quedado saldos a favor o en contra, deberán relatarse de manera detallada las causas que le dieron origen. (en caso de saldos a favor del contratista anotar) Las estimaciones de los conceptos que estaban pendientes de pago, mismas que ya fueron aprobadas y pagadas por Petróleos Mexicanos son las que se relacionan a continuación: (en caso de saldos a favor de PEMEX anotar) Los adeudos del contratista a favor de Petróleos Mexicanos que ya fueron liquidados, mediante (anotar la forma en que se efectuó dicha liquidación: deducciones, compensación, depósito bancario, etc.), son las que se relacionan a continuación: Nota No. 2 (Relacionar únicamente la(s) estimación(es) mediante las cuales se liquidaron los conceptos pendientes). Descripción Diagrama
17 16 de 17 SUBDIRECCIÓN (anotar la Región) (anotar el nombre del Activo o Gerencia) (anotar el nombre del Área-Subgcia., Coord., etc-) (anotar el nombre del departamento) ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO No.__________ Estimación No. De fecha periodo que comprende Monto estimado: Monto acumulado: del al Total: Asimismo, ambas partes manifiestan que no existen adeudos ni reclamaciones que hacer, por lo tanto, se dan por extinguidas las obligaciones que genera el contrato, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número (Anotar el número de contrato), así como el recibo mas eficaz del mismo. Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 00:00 horas del día (anotar la fecha), en la Cd. de , levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervienieron. Por Petróleos Mexicanos : Por (nombre o denominación del contratista o proveedor): (nombre y firma) Residente de Obra. Representante Legal del Contratista. (en caso, nombre y firma) Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos Notas: 1.- Se deberán antefirmar todas las hojas. 2.- Se podrán incluir otros nombres y firmas, especificando el carácter con que intervinieron en el acto. 3.- En caso de que la última hoja del acta sólo contenga firmas, se deberá incluir la leyenda siguiente: Esta hoja forma parte integrante del Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones del Contrato No. , de fecha
18 5.- Sección de Firmas de Autorización
Descargar ppt "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA FINIQUITO DE CONTRATOS"
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA FINIQUITO DE CONTRATOS

References: artículo 142
 artículo 55
 resolución 
 artículo 66
 artículo 105
 artículo 141
 artículo 64