Source: http://slideplayer.it/slide/2718712/
Timestamp: 2017-01-21 06:19:49+00:00

Document:
Roma 18/12/2001Mauro Savrié1 Articoli 2222 Tipologia e criteri: - minimo di 4 mesi - prestazione d’ opera (occasionale) - sono “ ad personam” e non ripetibili. - ppt scaricare
PubblicatoInes Ferrante
Presentazione sul tema: "Roma 18/12/2001Mauro Savrié1 Articoli 2222 Tipologia e criteri: - minimo di 4 mesi - prestazione d’ opera (occasionale) - sono “ ad personam” e non ripetibili."— Transcript della presentazione:
Roma 18/12/2001Mauro Savrié1 Articoli 2222 Tipologia e criteri: - minimo di 4 mesi - prestazione d’ opera (occasionale) - sono “ ad personam” e non ripetibili - non sostitutivi degli art. 6 e 15 che rimangono attivi - priorità per attività a regime o avviate Richieste avute da: 1) ATLAS MDT : Roma 1, Roma3, LNF, Pavia RPC : Roma 2 PIXEL: Udine 2) CMS DT: Padova,Torino RPC: Bari, Pavia, TRACKER: Perugia, Torino, 2
Roma 18/12/2001Mauro Savrié2 ATLAS:MDT Attività in sezione Roma3 composizione del gruppo (FTE) : ric. 5,9 +tcnl. 1,1, tec. 0,7 altre risorse disponibili : nessuna attività : allestimento 61 camere (BIL) altre attività : event filter fase di lavorazione : non ancora avviata ( sarà>2 camere/mese) operazioni : conn. Gas + test fughe, PCB HV e segnale gabbie Far., cablaggi, test cosmici e spedizione loro val. M.P. totale necessario : 5 FTE*3 anni (122 settimane) ex.M.P.tot. Rich.(FTE) nel 2002: art.2222 per 12 m.u. milestones 2001 :10% camere MDT milestones 2002 :45% camere MDT Osservazioni: La C.M. aveva dichiarato che era disponibile il personale previsto per l’ esecuzione dei lavori: 5 CTERM e 1CTERE tra Roma1 e Roma3. Non ancora a regime ma lo sarà Entro i primi mesi del Proposta: art * 9m.u. nel 2002 a seguire per 3 anni 3
Roma 18/12/2001Mauro Savrié3 ATLAS:MDT Attività in sezione Roma1 composizione del gruppo (FTE) : ric. 16.3/17.8 +tcnl. 2.8/4.1, tec. 4.9/6.4 altre risorse disponibili : art. 6 (1 da chiedere per il 2002) attività : costruzione 61 camere (BIL) altre attività : trigger liv. 1 & 2 fase di lavorazione : a regime ( >2 camere/mese) operazioni : assemblaggio+ Qa e Qc loro val. M.P. totale necessario : (2fis+4tec.)*3 anni ext. M.P.totale ric.(FTE) i 2002 : art.2222 per 12m.u. milestones 2001 :10% camere MDT milestones 2002 :45% camere MDT Osservazioni: La C.M. aveva dichiarato che era disponibile il personale previsto per l’ esecuzione dei lavori: 5 CTERM e 1CTERE tra Roma1 e Roma3.Camere finite:6; la 7.ma è in costruzione Proposta: art 2222 *10 m.u. per il 2002, da ridiscutere per il 2003 4
Roma 18/12/2001Mauro Savrié4 ATLAS:MDT Attività in sezione LNF composizione del gruppo (FTE) : ric. 11 +tcnl. 3,8; tec. 3,9+ serv. altre risorse disponibili : 4 art. 6 (48m.u.)+ art. 15 (12 m.u.) da gennaio 2002 per 3 anni(?) attività : allestimento 94 camere (BML) altre attività : trigger liv. 1 Mu fase di lavorazione : a regime (~ 2,5camere/mese ma non equip.) ? operazioni : commissioning completo loro val. M.P. totale necessario : (10/11 FTE)*3 anni ex.M.P.tot. rich.(FTE) nel 2002 : art per 24 m.u. milestones 2001 :10% camere MDT milestones 2002 :45% camere MDT Osservazioni: La C.M. aveva dichiarato che era disponibile il personale previsto per l’ esecuzione dei lavori: 6 CTERM e 2CTERE: sottovalutazione? Proposta: art.2222 * 12 m.u. (da ridiscutere per il 2003) 5
Roma 18/12/2001Mauro Savrié5 ATLAS:MDT Attività in sezione Pavia composizione del gruppo (FTE) : ric.: tcnl:0,7; tec. 4 CTERE/M( serv.) altre risorse disponibili : richiesto art. 6 per 3 anni attività : commissioning completo di 62 camere ( no tubi) altre attività : event filter fase di lavorazione : non ancora a regime ( ma presto) operazioni : assemblaggio, allestimento, Qa,Qc e test loro val. M.P. totale necessario : (ric.: 3; tec.: 5) per 31 mesi ex.M.P.tot. Rich.(FTE) nel 2002 : art.2222 per 12m.u. milestones 2001 :10% camere MDT milestones 2002 :45% camere MDT Osservazioni: La C.M. aveva dichiarato che era disponibile il personale previsto per l’ esecuzione dei lavori: 3 CTERM e 1CTERE.Nota: Fatte 2 camere. Qualche problema di allineamento. dei multi-layer. ( e Roma1 ?) Proposta: art *10 m.u.da marzo ( da verificare per il 2003 ) 6
Roma 18/12/2001Mauro Savrié6 ATLAS:PIXEL Attività in sezione Udine composizione del gruppo (FTE) : ric.:6,3+tcnl: 1,5; tec.: 0 altre risorse disponibili : nessuno ( servizi univ. ) attività : Qc dei wafer altre attività : nessuna? fase di lavorazione : avviata ( attesa nuovi wafer) operazioni : test sistematico 300 wafer loro val. M.P. totale necessario : 15 m.u. ex.M.P.tot. Rich.(FTE) nel 2002: art. 2222:9 m.u. milestones 2001 : nessuna milestones 2002 : nessuna Osservazioni: la richiesta è congrua con la valutazione della “Commissione Mandelli” (C.M.) che era da verificare. Ci sembra necessaria: APPROVIAMO Proposta: art * 9 m.u. 7
Roma 18/12/2001Mauro Savrié7 ATLAS:RPC Attività in sezione Roma2 composizione del gruppo (FTE) : ric.:6,2 + tcnl:0,2; tec.:3,1 altre risorse disponibili : F.A.I.+2 art. 15 da giu.01(comm. Mandelli) attività : 1000 camere RPC altre attività : trigger lev. 1 Mu fase di lavorazione : in partenza operazioni : test 50KFE+tratt. Termico,test contin. taglio strisce, montaggio 100KPCB, test camere loro val. M.P. totale necessario : 4 FTE*30 mesi ex.M.P.tot. Rich.(FTE) nel 2002 : 1 art per 2 anni ( sost. art.6 ) milestones 2001 : produzione 15% RPC milestones 2002 :65% pannelli di strisce assemblate, 55% unità standard assemblate, 45% delle unità testate con cosmici. Osservazioni: Parere C.M.: necessari 3CTERM e 2 CTERE disponibili 3 unità e Richiedono 2 art.15->che sono stati già assegnati Proposta: per ora non annullare la richiesta di un art. 6 (preferiscono un 2222 per continuità) 8
Roma 18/12/2001Mauro Savrié8 CMS:DT Attività in sezione Padova composizione del gruppo (FTE) : ric.:14,3 + tcnl: 5,5; tec.: 5,7 altre risorse disponibili : nessuno attività : 16 DT altre attività : non per lo stesso gruppo fase di lavorazione : avviata ed a regime operazioni : commissioning completo loro val. M.P. totale necessario : 2/3 ric. + 8/9 tecnici extra M.P.totale richiesto(FTE) : art.2222*24mu per 2002*3 anni milestones 2001 : non presentata nel 2000/01 INFN milestones 2002 : 8+8 MB3 entro ottobre Osservazioni: Valutazione della C.M. per il m.p. richiesto 3CTERM, 3CTERE, 4 CTER è disponibile ( logistica a Legnaro ) Proposta: art * 24 m.u. nel 2002 9
Roma 18/12/2001Mauro Savrié9 CMS:DT Attività in sezione Torino composizione del gruppo (FTE) : ric.:7,4 + tcnl: 2,0; tec.:serv. altre risorse disponibili : 1 art.15 attività : DT tipo MB4 altre attività : nessuna per lo stesso gruppo fase di lavorazione : non avviata operazioni : Tooling, costr. S. Layer. e Qc; mont.F.E.+H.V.eQc assemblaggio Camera Tipo MB4 e Qc finale loro val. M.P. totale necessario : ??????? extra M.P.totale richiesto(FTE) : art per 24m.u. nel 2002 * 3 anni milestones 2001 : milestones 2002 : DT MB3 linee di prod. pronte Osservazioni:La C.M. aveva verificato la necessità di : 3 CTERE, 4CTERM e 2 OTER di cui disponibili 2 CTERE ( tabella finale???) Proposta: si aspetta inizio produzione 10
Roma 18/12/2001Mauro Savrié10 CMS:RPC Attività in sezione Bari composizione del gruppo (FTE) : ric. ?/20.1 +tcnl.?/2.4, tec. ?/6.5 altre risorse disponibili : art. 15( dal 2001)? attività : 1440 camere altre attività : nessuna per questo gruppo ( Tracker) fase di lavorazione : avviata pre-produzione operazioni : produzione RPC, assemb.+Qc loro val. M.P. totale necessario : ?????????? extra M.P.totale richiesto(FTE) : art.2222*12mu nel 2002 * 2 anni milestones 2001 : non ricostruisco quelle di Bari milestones 2002 : non ricostruisco quelle di Bari Osservazioni: Valutazione della C.M.sul m.p. richiesto: è disponibile sotto forma di 2CTERM,2CTERE, 2CTER ( appariva però sottovalutato rispetto alle Necessità : vedi commento verbalizzato). Proposta: art * 12 m.u. per il 2002 11
Roma 18/12/2001Mauro Savrié11 CMS:RPC Attività in sezione Pavia composizione del gruppo (FTE) : ric tcnl. 0.4, tec. 0.0 altre risorse disponibili : ??????????????? attività :spettrometro Mu altre attività :nessuna del gruppo fase di lavorazione : non avviata?? operazioni : Qc bachelite e F.E.+….? loro val. M.P. totale necessario : ??????????????? extra M.P.totale richiesto(FTE) : art. 2222*12 m.u.nel 2002 ( a seguire?) milestones 2001 : non ricostruisco quelle di Pavia milestones 2002 : non ricostruisco quelle di Pavia Osservazioni: La C.M. auspicava la collaborazione del gruppo senza però impegni costruttivi. Proposta: si aspetta partenza produzione 12
Roma 18/12/2001Mauro Savrié12 CMS:TRACKER Attività in sezione Perugia composizione del gruppo (FTE) : ric tcnl. 1.5, tec. 3.5 altre risorse disponibili : ??????????????? attività : tracker altre attività : nessuna fase di lavorazione : non avviata operazioni : assemb. Moduli silicio (2000) loro val. M.P. totale necessario : ??????????????? extra M.P.totale richiesto(FTE) :art.2222*12mu nel 2002(a seguire?) milestones 2001 : ??????????????? milestones 2002 : (GLOBALE TRACKER) 400 mod. prodotti,e prod. layer meccanici,system test,specifiche optoibrido. Osservazioni:La C.M. aveva giudicato disponibile il personale richiesto: 1 CTERM 1 CTERE e 1CTER. Proposta: si aspetta. L’ attività non è ancora iniziata 13
Roma 18/12/2001Mauro Savrié13 CMS:TRACKER Attività in sezione Torino composizione del gruppo (FTE) : ric tcnl. 0.6, tec. 0.0 altre risorse disponibili : ??????????????? attività : tracker:500 moduli altre attività : non nello stesso gruppo fase di lavorazione : non avviata operazioni : 2 anni da test generali e QaQc loro val. M.P. totale necessario : ??????????????? extra M.P.totale richiesto(FTE) : art. 2222*12mu nel 2002( a seguire?) milestones 2001 : ??????????????? milestones 2002 : (GLOBALE TRACKER) 400 mod. prodotti,e prod. layer meccanici,system test,specifiche optoibrido. Osservazioni:Attività non ancora iniziata Proposta: si aspetta 14
Roma 18/12/2001Mauro Savrié14 ATLAS CMS Nota: proposte fatte sulle necessità attuali. Seguiranno le possibili integrazioni ( =<103 m.u.) e le nuove richieste da valutare nel corso del 2002 Scaricare ppt "Roma 18/12/2001Mauro Savrié1 Articoli 2222 Tipologia e criteri: - minimo di 4 mesi - prestazione d’ opera (occasionale) - sono “ ad personam” e non ripetibili."
Presentazioni simili 14 ottobre 2002Mauro Savrié CSN1 Roma 1 ARTICOLI 2222 Atlas –Richieste di giugno –Proposte di giugno –Proposte attuali LHCb.
Richieste FAI Atlas proposti nel 2003 –MDT: 60 m.u. tot PV:10 m.u. LNF:14 m.u. RM1:12 m.u. CS: 12 m.u. (era una prima assegnazione) –RPC: 36 m.u.
10 ottobre 2005Referee FAI1 FAI 06 Riduzione complessiva delle richieste: tutti gli esperimenti sono in fase avanzata di costruzione non ci sono piu incognite.
Tier-2 ATLAS Tier-2 Lamberto Luminari CSN1 – Roma, 10 Ottobre 2005.

References: art. 6
 art.2222
 art. 6
 art.2222
 art. 6
 art. 15
 art.2222
 art. 6
 art.2222
 art. 2222
 art. 15
 art.6
 art.15
 art. 6
 art.2222
 art.15
 art. 15
 art.2222
 art. 2222
 art. 2222