Source: http://docplayer.it/2045296-Ministero-dei-beni-e-delle-attivita-culturali-e-del-turismo.html
Timestamp: 2017-06-25 05:53:15+00:00

Document:
1 Venezia Procuratie Nuove o Palazzo Reale Intervento di conservazione della facciata principale su Piazza San Marco Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL VENETO SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DI VENEZIA E LAGUNA CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LAVORI DI : LAVORI DI CONSERVAZIONE DELLA FACCIATA, DEL PORTICO E DELLE COPERTURE DELLE PROCURATIE NUOVE Campate XI XXXVI VENEZIA PIAZZA SAN MARCO A.F Perizia n. del di ,95 D.P.C.M. 10 Dicembre 2010 di ripartizione della quota dell otto per mille dell IRPEF a diretta gestione statale per l anno 2010 C.U.I Importo finanziato ,95 Euro CUP F79G Capitolato Ultimo aggiornamento 14 Agosto Perizia di spesa aggiornata ai sensi della legge 9 agosto 2013, n.98 PROGETTO: Arch. Ilaria Cavaggioni CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO A.F.20102 Venezia Procuratie Nuove o Palazzo Reale Intervento di conservazione della facciata principale su Piazza San Marco SOMMARIO Capitolato Art. 1. Oggetto dell appalto Art. 2. Forma e ammontare dell appalto Art. 3. Categoria e classifica dei lavori Art. 4. Descrizione dei lavori Art. 5. Opere escluse dall appalto Art. 6. Forma e principali dimensioni delle opere Art. 7. Norme per la misurazione dei lavori Art. 8. Variazioni delle opere progettate Art. 9. Ordine da tenersi nell andamento dei lavori Art. 10. Disegni esecutivi di cantiere e relazione a consuntivo Art. 11. Prezzi contrattuali disposizioni generali Art. 12. Lavori non previsti nuovi prezzi lavori in economia Art. 13. Revisione dei prezzi Art. 14. Documenti che fanno parte del contratto Art. 15. Qualificazione delle imprese appaltatrici Art. 16. Cauzione provvisoria Art. 17. Cauzione definitiva Art. 18. Disciplina del subappalto Art. 19. Trattamento dei lavoratori0 Art Coperture assicurative1 Art. 21. Consegna lavori - Programma operativo lavori - Inizio e termine per l esecuzione Sospensioni... Art. 22. Sicurezza dei lavori Art. 23. Pagamenti in acconto Art. 24. Conto finale Art. 25. Collaudo Art. 26. Risoluzione o recesso dal contratto Art. 27. Oneri e obblighi diversi a carico dell appaltatore - Responsabilità dell appaltatore Art. 28. Definizione delle controversie Art. 29. Lotta alla delinquenza mafiosa Art. 30. Obbligo di conservazione dei documenti societari Art. 31. Spese Art. 32. Indagini preliminari ai lavori di restauro Art. 33. Campionamento Art. 34. Valutazione dell efficacia dei trattamenti Art. 35. Qualità e provenienza dei materiali Art. 36. Prodotti per la pulizia dei manufatti lapidei Art. 37. Materiali per impianti elettrici Art. 38. Scavi e demolizioni Art. 39. Ponteggi e Impalcature CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO A.F.20103 Art. 40. Malte e conglomerati Art. 41. Restauro delle murature Art. 42. Restauro delle strutture lignee Art. 43. Trattamenti protettivi Art. 44. Restauro pavimenti e rivestimenti Art. 45. Restauro di intonaci e di decorazioni Art. 46. Modalità di esecuzione lavori Art. 47. Restauro e manutenzione serramenti in legno Art. 48. Opere in ferro Art. 49. Opere da pittore Art. 50. Impianti particolari4 CAPO I OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO. DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE Art. 1. Oggetto dell appalto L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di un intervento di manutenzione e restauro delle campate XI - XXXVI della facciata principale su Piazza San Marco del Palazzo delle Procuratie Nuove, noto anche come Palazzo Reale, sito in Venezia, nel Sestiere di San Marco, di prevalente proprietà demaniale. Sono comprese nell appalto tutte le lavorazioni, le prestazioni, le forniture e le provviste, nonché le procedure, gli apprestamenti, le attrezzature, le misure preventive e protettive, le prescrizioni operative per la sicurezza e la salute nel cantiere e per la prevenzione degli infortuni, necessari per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo a base di gara, L esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell arte e delle conoscenze tecniche ed esecutive esistenti e l appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell adempimento dei propri obblighi. La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell appalto risultano dai grafici di progetto salvo quanto verrà precisato nel momento dell esecuzione dalla direzione dei lavori. Trova sempre applicazione l articolo 1374 del codice civile. La spesa di tale intervento insiste sull anno finanziario d.p.c.m. 10 Dicembre 2010 di ripartizione della quota dell otto per mille dell IRPEF a diretta gestione statale per l anno 2010 C.U.I Importo finanziato ,95 Euro CUP F79G Art. 2. Forma e ammontare dell appalto L'importo complessivo dei lavori a base d asta compresi costi per la sicurezza non soggetti a ribasso ammonta a ,41 così distinti: Il quadro economico elaborato in seguito alla redazione della perizia analitica di spesa è riportato nella seguente tabella e risulta aggiornato ai sensi della legge 9 agosto 2013, n.98:5 QUADRO ECONOMICO RIEPILOGO Importo totale Importo non soggetto a ribasso importo soggetto a ribasso Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso , ,59 0,00 Opere OS2 A Capo A , , ,69 Opere OG2 Capo B+C+D , , ,85 Totale opere , , ,54 Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso (assoggettati alla catg. Prevalnte) ,59 opere OS2 A soggette a ribasso ,69 opere OS2 A quota parte della manodopera non soggetta a ribasso ,05 Totale opere OS2 A ,32 Opere OG2 soggette a ribasso ,85 Opere OG2 quota parte della manodopera non soggetta a ribasso ,23 Totale opere OG ,08 TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA di cui: ,41 Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso ,59 Quota parte opere mano d'opera non soggetta a ribasso (capo A+B+C+D) ,28 Totale lavori non soggetti a ribasso ,87 Opere soggette a ribasso (capo A+B+C+D) ,54 Totale lavori OS2 A - OG2 al netto dell'i.v.a ,41 IVA 10% lavori a base d asta ,04 Totale lavori OS2 A - OG2 con I.V.A. 10% ,456 Le somme del presente elenco sono soltanto indicative degli importi presunti delle diverse categorie di lavori a misura e a corpo e sono, come tali, suscettibili di modifica in più o in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni oppure per modifiche, soppressione di categorie o sostituzioni, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia del lavoro, senza che l'appaltatore possa pretendere compensi diversi da quelli indicati, o prezzi diversi da quelli riportati nell'unito elenco, o indennizzi di sorta. Si richiamano a tale proposito l art. 132 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,e il Regolamento attuativo DPR 5 ottobre 2010, n.207. di seguito indicato come Regolamento. Il corrispettivo contrattuale sarà quello risultante dalla somma dell importo derivante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto sull importo posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza più gli oneri per la sicurezza medesima scorporati dalla stazione appaltante ed evidenziati negli atti di gara. Si prevede in contratto l esecuzione di alcune opere di difficile quantificazione e valutazione preventiva da contabilizzarsi in economia secondo il disposto dell art.179 del DPR 207/2010. Art. 3. Categoria e classifica dei lavori La categoria individuata come categoria prevalente dei lavori oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto è la categoria OS2 A classifica IV Totale importo categoria prevalente a base d asta ,32 Altre categorie OG2 Totale importo categoria OG2 - classifica II ,08 Totale importo lavori a base d asta comprensivo dei costi per la sicurezza ,41 come risultante dal computo metrico estimativo contenuto nella Perizia di spesa Art. 4. Descrizione dei lavori e condizioni particolari connesse con la loro esecuzione Considerato che l intervento si estende ad un tratto consistente di facciata, si prevede di intervenire in tre fasi successive sia per limitare i disagi conseguenti l allestimento di un cantiere con montaggio di ponteggi all interno di un area pubblica come Piazza San Marco, in cui è massima la concentrazione turistica con transito pedonale, sia per evitare di interferire per tempi troppo prolungati con le attività commerciali al piano terra del palazzo con accesso dal portico ed in particolare con il caffè Florian con plateatico esterno sulla piazza. In particolare, quindi, si prevede di suddividere l intervento in tre stralci funzionali di lavoro anche in funzione dei finanziamenti accreditati: I stralcio campate (7 campate) II stralcio campate (9 campate) III stralcio campate (10 campate) Il numero di campate per ogni stralcio sarà comunque verificato dalla DL insieme con il CSE e l Appaltatore prima dell inizio dei lavori in modo che la funzionalità degli stralci operativi sia anche compatibile con le attività commerciali ed in particolare con il plateatico del Caffè Florian. Per l esecuzione dei lavori dei lotti I e II si verranno a determinare interferenze con l attività del Caffè Florian per la presenza del plateatico in corrispondenza dell area in cui dovranno essere allestiti i ponteggi. Sarà onere dell Impresa concordare congiuntamente con la Direzione Lavori, con l Amministrazione comunale e con i responsabili del Caffè Florian le modalità di occupazione del suolo pubblico in modo da ridurre al minimo le interferenze e le limitazioni dell attività commerciale durante l esecuzione dei lavori. Prima dell inizio dei lavori e prima di intervenire sulle coperture, l Appaltatore dovrà concordare in forma scritta con la Stazione Appaltante, il Coordinatore della sicurezza e con la Direzione del Museo Correr e del Museo Archeologico le procedure normali di attivazione, disattivazione, manutenzione degli impianti di sicurezza dei ponteggi, collegati direttamente con la Sala regia del Museo Correr,e7 quelle relative alla gestione dell emergenza in caso di segnalazione di intrusione o incendio, nonché le procedure per l accesso alle soffitte di Palazzo Reale e quelle di attivazione /disattivazione degli impianti di sicurezza durante l esecuzione dei lavori sulle coperture. Si segnala che rientra nella categoria OG2 anche l opera impianto antipiccione prevista nel computo, considerata la prevalenza della competenza della ditta ad operare su beni monumentali; il sistema antipiccione dovrà collegarsi all impianto già installato nei precedenti lotti di lavoro in corrispondenza delle prime 10 campate, di cui il nuovo impianto costituisce la prosecuzione, mantenendo le medesime caratteristiche costruttive, prestazionali e materiali. Come riportato nell elaborato di progetto Computo metrico-estimativo, l intervento sulle campate oggetto del presente appalto prevede: - Formazione, nolo e successivo smontaggio di un ponteggio, a ridosso della facciata principale per tutta la sua altezza e a ridosso della tratto corrispondente della controfacciata fino alla quota della rete anticaduta intonaci attualmente esistente a presidio della volta sul sottoportico. Come indicato nello specifico articolo di capitolato, il ponteggio dovrà essere interamente metallico, dovrà essere provvisto, alla sua base e fino a 3 metri circa di altezza, di un rivestimento in pannelli metallici zincati che dovrà consentire l introspezione visiva alla base del ponteggio, come richiesto da una misura antiterrorismo imposta dalla Questura. Inoltre, il ponteggio dovrà rispettare lo schema riportato nell allegato B Ponteggi di questo capitolato, allo scopo di minimizzare l impatto dell intervento di manutenzione in questione tanto sulla attività degli esercizi commerciali che prospettano sull area del cantiere quanto sulla circolazione pubblica e dovrà essere protetto con idonea rete resistente in PVC che dovrà essere fissata alle strutture del ponteggio mediante idonei dispositivi con esclusione di filo di ferro e/o di altri elementi metallici di fissaggio. E prevista, inoltre, installazione sul ponteggio di un impianto antifurto/antintrusione e di un impianto di rilevamento incendi. Entrambi le centrali di questi due impianti dovranno essere collegate con i sistemi di allarme del Museo Correr e del Museo Archeologico, ai quali dovranno essere trasmesse, come indicato dal presente capitolato, gli stati di allarme e di guasto. - Restauro dell apparato lapideo in pietra d Istria, comprendente la pulitura, previo (eventuale) preconsolidamento, il consolidamento e la protezione delle superfici lapidee. La pulitura della superfici lapidee dovrà essere condotta fino a raggiungere e mai superare il livello ottimale fissato dalla D.L. con suo insindacabile giudizio e prevede il ricorso a quattro principali tecniche: 1. lavaggio con acqua per eliminare la crosta bianca, nelle zone esposte a dilavamento e a rilocalizzazione di calcite; 2. impacco biologico a base di urea, per eliminare la crosta nera nelle zone sottosquadro protette; 3. trattamento con vapore nelle zone di basso-medio deposito o alla combinazione di tali tecniche, sempre secondo le indicazioni dalla D.L.. 4. pulitura a secco mediante microtrapano con spazzolini morbidi. Sono inoltre previsti: la rimozione meccanica dei depositi compatti, in particolare di guano; la disinfestazione dai biodeterogeni con applicazioni ripetute nelle zone dilavate di biocidi in soluzione acquosa. E stato inoltre previsto anche l eventuale ricorso - prevedibilmente circoscritto a casi particolari e quantitativamente limitati - ad altre tecniche di pulitura che prevedono impiego di: 4. impacchi basici a base di carbonato di ammonio; 5. resine a scambio ionico; - Consolidamento dell apparato lapideo, in una accezione estesa del termine che include: stuccatura di lesioni e giunti del paramento lapideo, previa rimozione manuale di precedenti stuccature degradate; incollaggio di parti fessurate o distaccate, con resina epossidica - eventualmente opportunamente caricata con inerti e con inserimento di perni; trattamento passivante antiruggine di organi metallici ossidati presenti nel paramento lapideo, quali arpesi, grappe, chiavelle, se recuperabili, oppure loro sostituzione analoghi nuovi elementi in acciaio AISI 316, inseriti con piombo o resina epossidica. - Protezione finale basata sulla idrofobizzazione di tutta la superficie mediante applicazioni a pennello di resina di tipo silossanico; - Intervento di manutenzione degli oscuri lignei mediante la rimozione delle vernici recenti, la realizzazione di tasselli lignei delle parti degradate o mancanti, la revisione della ferramenta e la verniciatura finale.8 - Intervento di restauro delle coperture realizzato mediante la rimozione del manto di copertura in coppi, la verifica dello stato di conservazione delle teste delle capriate della struttura principale, la sostituzione della guaina impermeabilizzante con la messa in opera di lastre ondulate fibrobituminose e la ricollocazione dei coppi di copertura legati tra loro con idonei ganci in rame. - L installazione di un impianto elettrostatico di allontanamento dei piccioni che dovrà essere collegato all impianto già installato sulle prime 10 arcate. L impianto dovrà coprire per intero sia la facciata su Piazza San Marco sia la controfacciata interna. - Ore in economia per opere di completamento di non facile quantificazione preventiva Art. 5. Opere escluse dall appalto Sono escluse dall appalto e saranno oggetto di incarico separato, anche ad altre ditte e soggetti, le indagini mediante prove ultrasoniche, e le analisi chimiche e i rilievi morfologici e stratigrafici delle superfici. Resta inteso che l impresa principale dovrà consentire l accesso e l uso del ponteggio a tutte le altre imprese a cui la Stazione Appaltante affiderà i lavori sopra indicati secondo i tempi previsti nel cronoprogramma e/o sulla base di accordi da stipulare preliminarmente sotto la supervisione della Stazione Appaltante senza richiedere speciali compensi, a meno che non vengano superati i tempi previsti nel programma operativo dei lavori, nel qual caso verranno applicati, e corrisposti all appaltatore, i prezzi di nolo dei ponteggi adottati a quella data nel prezzario della Stazione Appaltante, e resta a disposizione per opere di assistenza ordinate dalla Direzione lavori o per opere che riguardano la sicurezza mediante ordini di servizio trascritti sul giornale dei lavori. Art. 6. Forma e principali dimensioni delle opere La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto. Art. 7. Norme per la misurazione dei lavori Per quanto riguarda la misurazione delle superfici lapidee, sono state scartate, quando non esplicitamente previste, regole di misurazione ad alto grado di approssimazione, come la misura vuoto per pieno o la semplice proiezione su un piano. L apparato lapideo di rivestimento di facciata e controfacciata, costituito da tre ordini architettonici sovrapposti, dorico, ionico e corinzio, è stato scomposto negli elementi architettonici componenti tali ordini, quali sopracornice, eventuali mensole di sostegno della sopracornice, sottocornice, fregio, architrave, capitello, fusto, base, eventuale piedistallo di colonna, balaustre, specchiature, ecc.. Per ciascuno di questi elementi sono state stimate le superfici, in genere modanature, che li compongono, per tipi di modanatura, quali listello, tondino, gola dritta, gola rovescia, toro, scozia, guscio, ecc.. Nel caso di modanature non lisce e nel caso di elementi di tipo scultoreo, quale è quello dei pennacchi, delle protomi in chiave agli archi, del fregio ionico con puttini, degli intradossi degli archi, ecc., sono stati applicati dei coefficienti maggiorativi delle superfici prescelti in funzione dell altezza del rilievo (se a tutto tondo, altorilievo, bassorilievo) e della ricchezza della decorazione, fino ad un valore massimo di 1,8. Gli elementi architettonici, le regole di misurazione, i coefficienti maggiorativi, le superfici convenzionali risultanti sono riportati nell allegato A Elementi architettonici - Superfici, che fa parte integrante del presente capitolato ed è stato redatto sulla base del rilievo fotogrammetrico a disposizione dell'amministrazione e delle misurazioni già effettuate in opera nel corso di precedenti lotti di lavoro. L elaborato Superfici contiene anche una stima indicativa delle superfici di pulitura, disinfezione e protezione basata sulla osservazione del degrado da piè d opera e su alcune ipotesi sul tipo di deposito. Principali regole di calcolo della superficie A. Apparato lapideo9 Modanature: La superficie degli elementi a sviluppo prevalentemente lineare, quali architravi, fregi, cornici di trabeazione, ecc., è stata stimata pari alla somma delle superfici delle modanature componenti, riportata nell elaborato Superfici, ciascuna delle quali è data dal prodotto del profilo della modanatura per la sua lunghezza massima, moltiplicata per il coefficiente maggiorativo prescelto in ciascun caso. Capitelli: Nel caso del capitello corinzio, la misura convenzionale della sua superficie è stata posta pari all area della superficie laterale del volume di inviluppo, semitroncoconico, di altezza compresa tra la quota di imposta del capitello e quella di imposta della trabeazione superiore. Nel caso del capitello dorico invece, la sua superficie deriva dalla somma delle superfici delle modanature componenti, mentre nel caso del capitello dell ordine maggiore ionico, la sua superficie deriva in parte dalla somma delle superfici delle modanature componenti e in parte, in particolare nella zona delle volute, dal ricorso a volumi semplici di inviluppo, come nel caso del capitello corinzio. Fusti di colonna: La superficie laterale del fusto della colonna è stata posta uguale all area laterale del semicilindro avente per altezza quella del fusto, e come circonferenza o semicirconferenza di base la media tra la circonferenza di ampiezza minima e quella di entasi. Basi e piedistalli: Quando non derivata direttamente dalla somma delle superfici delle modanature componenti, la superficie di tali elementi è stata posta pari all area del rettangolo di altezza pari allo sviluppo del profilo della base o del piedistallo e di base pari alla lunghezza della membratura più sporgente. Balaustre: La superficie delle balaustre, escluse le cornici sommitali e di base, calcolate a parte come modanature a sviluppo lineare, è stata posta pari alla superficie della superficie di ogni singola colonnina Intradossi di archi: Tali superfici sono state poste pari al rettangolo di altezza pari alla lunghezza massima dell arco e di base pari alla sua profondità. Anche in questo caso sono stati applicati coefficienti maggiorativi a seconda della ricchezza della lavorazione. Analogamente, la superficie degli archivolti degli archi è stata stimata pari al prodotto della lunghezza massima dell arco per l altezza della cornice di archivolto, al netto di eventuali altri elementi particolarmente aggettanti come le protomi in chiave, quando non diversamente stabilito. Elementi scultorei particolari: Quali, ad esempio, la cornice dell oculo dell'ordine corinzio, il puttino del fregio torato ionico, i pennacchi dorico e ionico, le protomi doriche e ioniche. Per essi, la superficie effettiva è stata stimata considerando specifiche proiezioni della loro superficie di inviluppo. A questa misura sono stati applicati coefficienti maggiorativi differenziati, a seconda dell altezza del rilievo e della ricchezza della lavorazione. B. Serramenti Nella manutenzione degli scuri in legno, la misurazione della superficie effettiva verrà effettuata computando una sola volta la luce netta dell infisso, comprendendo con ciò anche la manutenzione del telaio fisso. C. Ponteggi Le misurazioni sono effettuate in opera prendendo in considerazione la massima lunghezza e/o la massima altezza. Sono incluse nel prezzo a mq tutte le tavole di avvicinamento a qualunque punto della superficie lapidea oggetto di lavorazione, qualunque sia la loro distanza dal ponteggio, nonché tutte le modifiche al ponteggio che in corso d'opera si renderanno necessarie per consentire le diverse lavorazioni Art. 8. Variazioni delle opere progettate L Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell interesse della buona riuscita e dell economia dei lavori, senza che l Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale approvato con D.M 19 aprile 2000 n. 145, come previsto dall art. 253, c. 3 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE di seguito denominato Codice e nel presente Disciplinare descrittivo. Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni del Codice sopraddetto. Art. 9. Ordine da tenersi nell andamento dei lavori10 Nell andamento dei lavori l Impresa dovrà strettamente attenersi a quanto previsto nel cronoprogramma e all art.4 di questo Capitolato. La Stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. Una volta montati i ponteggi, l appaltatore dovrà rendersi disponibile a condurre i lavori in coordinamento con gli altri soggetti intitolati a svolgere le indagini e lavorazioni previste nel Computo Metrico Estimativo ma non oggetto del presente appalto, senza fare richiesta, per questo, di speciali compensi, specificatamente ai seguenti punti delle Somme a Disposizione dell Amministrazione: c2 a Indagini scientifiche; c2 b/c2 c - Analisi chimiche; c2 e/c2 f - Rilievi e indagini conoscitive; C 3a Rimozione temporanea Impianto di illuminazione Pubblica, secondo i tempi previsti nel cronoprogramma e/o sulla base di accordi da stipulare preliminarmente sotto la supervisione della Stazione Appaltante. In particolare, in tali accordi dovrà essere specificato che l appaltatore consentirà l uso del ponteggio a tutte le altre imprese a cui la Stazione Appaltante affiderà i lavori di cui ai punti sopra indicati delle Somme a disposizione senza richiedere speciali compensi, a meno che non vengano superati i tempi previsti nel programma operativo dei lavori, nel qual caso verranno applicati, e corrisposti all appaltatore, i prezzi di nolo dei ponteggi adottati a quella data nel prezzario della Stazione Appaltante. L appaltatore si impegna inoltre a concordare con i responsabili del sistema d allarme del Museo Correr: - le specifiche modalità di collegamento a tale sistema delle centrali degli impianti di a) segnalazione fumi e di b) antifurto e antintrusione di cui, secondo quanto previsto nel Computo metrico estimativo, di cui dovrà essere dotato il ponteggio; - le modalità di gestione normale dei due impianti; - le modalità di gestione delle situazioni di segnalato allarme per furto, intrusione, incendio. Gli specifici accordi in merito dovranno essere redatti in forma scritta sotto la supervisione della Stazione Appaltante, senza costi aggiuntivi oltre quelli previsti nel Computo metrico estimativo, e contenere una chiara ripartizione dei compiti e delle responsabilità. CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE I LAVORI Art. 10. Disegni esecutivi di cantiere e relazione a consuntivo Gli elaborati progettuali forniti dall Amministrazione comprendono il progetto di manutenzione e restauro che sono stati predisposti dai tecnici incaricati dall Amministrazione. In sede di gara di appalto l Appaltatore, dopo essersi recato sul posto ove devono eseguirsi i lavori, ed aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione delle scelte tecniche proposte, dei prezzi, delle condizioni contrattuali e degli elementi che possano influire sull esecuzione dell opera, accetta totalmente e fa sue le condizioni economiche e tecniche del progetto a base d asta. Sulla scorta dei disegni definitivi di progetto e di tutti gli elaborati tecnici allegati, l Appaltatore dovrà redigere i disegni di cantiere che saranno aggiornati in corso d opera. I disegni, redatti nelle scale più opportune a giudizio della D.L. dovranno indicare in modo chiaro: 1. la mappatura dello stato di conservazione delle superfici lapidee con indicazione puntuale delle diverse forme di deposito, le alterazioni, le mancanze, integrando il LESSICO DELLE ALTERAZIONI MACROSCOPICHE DEI MATERIALI LAPIDEI NorMaL 1/88 con descrizioni specifiche delle diverse stratificazioni e loro caratterizzazione secondo le indicazioni della Direzione Lavori; 2. la mappatura di eventuali fessurazioni, fratturazioni e/o discontinuità costruttive evidenziando nella restituzione grafica, le variazioni della geometria, i fuori squadro, i fuori piombo, le variazioni della morfologia correlabili allo stato di alterazione della struttura; 3. la mappatura dei tasselli e di interventi manutentivi realizzati nel corso del tempo sulla fabbrica e ancora riconoscibili attraverso la lettura morfologica delle superfici e delle sue tratificazioni nonché dei giunti di malta; 4. la mappatura degli interventi effettivamente svolti con indicazione dei materiali e tecniche impiegate, sia in corrispondenza delle superfici lapidee di facciata sia sulle strutture di11 copertura, con redazione di singole schede di intervento in relazione alle tecniche impiegate che saranno concordate con la Direzione Lavori Nella redazione di tutti i disegni esecutivi di cantiere l Appaltatore dovrà tenere conto delle indicazioni della Direzione Lavori e dovrà concordare con la stessa tutti i dettagli strutturali, architettonici e tecnologici; dovrà inoltre tenere conto delle eventuali variazioni che l Amministrazione, a sua insindacabile facoltà, intenderà opportuno introdurre nelle opere nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto, senza che l Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non previsti dal vigente capitolato generale o dal presente capitolato speciale. Questi elaborati saranno considerati integrativi del progetto definitivo originale dopo aver ottenuto il benestare della D.L.. Nel caso di modifiche ritenute di rilievo a giudizio della D.L. i disegni di cantiere saranno accompagnati dagli elaborati di calcolo redatti da tecnici abilitati compensati dall Appaltatore, in cui siano state eseguite le necessarie verifiche nel rispetto della normativa vigente. ART Prezzi contrattuali disposizioni generali I prezzi contrattuali derivano dall applicazione ai singoli prezzi previsti nell elenco prezzi unitari del ribasso percentuale offerto in sede di gara. Nei prezzi contrattuali prefissati per ciascun lavoro si intende compresa e compensata, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisionale ed effettiva, che occorra al compimento del lavoro a cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati negli articoli e nelle indicazioni particolari riportate dall'elenco prezzi unitari. Tutti i prezzi sopra richiamati resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Detti prezzi comprendono: a) per i materiali, ogni spesa per la fornitura, trasporti, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro; b) per gli operai a mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi da mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie, beneficio, ecc., nonché nel caso di lavoro notturno anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro; c) per i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori, ecc., tutto come sopra; d) per i lavori a misura ed a corpo tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazioni ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi trasporti e scarichi, ecc. e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli o nei prezzi. I prezzi medesimi, per i lavori a misura, a corpo o in economia, diminuiti nella loro integrità del ribasso offerto, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, si intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. Per quanto attiene l'impiego della mano d'opera in economia la variazione offerta sarà applicata soltanto alla maggiorazione relativa alle spese generali ed utili dell'impresa. Qualora non sia reperibile il prezzo relativo ad una lavorazione, si procederà alla pattuizione di nuovi prezzi secondo quanto stabilito dal Regolamento. Gli oneri di sicurezza sono compensati a parte con l importo appositamente stanziato dall amministrazione ed evidenziato negli atti di gara secondo il disposto dell art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i. e del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.e i. Il compenso per i lavori da eseguire, diminuito del ribasso offerto, si intende accettato dall Appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio ed è invariabile. E esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell art del Codice Civile, ai sensi di quanto previsto dall art. 133 comma 2 del Codice.12 ART Lavori non previsti nuovi prezzi lavori in economia Per eventuali categorie di lavori non contemplate nelle voci dell elenco prezzi allegato, si procederà alla promozione di nuovi prezzi con le modalità stabilite dal Regolamento in materia di LL.PP. di cui all art.5 del Codice. Nell eventualità che si proceda all esecuzione di opere non previste o per le quali non si abbiano corrispondenti prezzi nell elenco prezzi unitari offerti dall appaltatore, si procederà alla promozione di nuovi prezzi utilizzando, laddove presente il prezzo relativo alla lavorazione necessaria, il prezzario della Soprintendenza e/o mediante analisi, costruita attraverso analogia e similitudine con i prezzi offerti e il prezzario della Soprintendenza. Ai nuovi prezzi così individuati si applica il ribasso di gara. I nuovi prezzi per le misure di sicurezza sono calcolati a parte quando il Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva ne ravvisi esigenza. La D.L., inoltre, potrà chiedere l esecuzione dei lavori non previsti in economia. Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguire e provvisti dei necessari attrezzi. I macchinari e mezzi d opera dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e forniti di tutti gli accessori per il loro perfetto funzionamento. I materiali in provvista a piè d opera dovranno avere le medesime caratteristiche di quelli indicati nell Elenco prezzi unitari relativi alle opere finite. A cura dell appaltatore le note delle ore in economia che dovranno essere giornalmente depositate presso l ufficio della D.L., e firmate dall assistente. ART Revisione dei prezzi Ai sensi dell articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l articolo 1664, primo comma, del codice civile. Ai sensi dell articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell intervento, in misura non inferiore all'1 per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti; a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa; a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione; a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso. Art. 14. Documenti che fanno parte del contratto Fanno parte integrante del contratto d'appalto, oltre al presente Capitolato Speciale, il Capitolato Generale d appalto dei lavori pubblici approvato con decreto n. 145 del del Ministro dei LL.13 PP. per la parte ancora in vigore dopo la parziale abrogazione intervenuta dopo l'emanazione del D.P.R. 207/2010 ed i seguenti elaborati grafici e cartacei del progetto definitivo: 1. RELAZIONE STORICA E RELAZIONE TECNICA 2. RILIEVO E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 3. ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO 4. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CON QUADRO ECONOMICO; 5. ELENCO DEI PREZZI UNITARI CON L ANALISI DEI PREZZI; 6. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO; 7. CRONOPROGRAMMA; 8. CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO CON ALLEGATO A Elementi architettonici; B Schema ponteggi; 9. SCHEDA TECNICA. Art. 15. Qualificazione delle imprese appaltatrici Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Disciplinare descrittivo è richiesta la qualificazione dell Impresa per le seguenti categorie e classifiche così come richiesto dalle modalità previste dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, come previsto dall art. 40 del Codice fatto salvo quanto previsto all art. 61 c.2 del Regolamento: - Categoria OS2A classifica IV - Categoria OG2 classifica II Art. 16. Cauzione provvisoria Le imprese che partecipano alla gara d appalto dovranno corredare la presentazione dell offerta con una cauzione pari al 2% dell importo dei lavori che potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria/assicurativa ai sensi dell art. 75 del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di seguito denominato Codice. Art. 17. Cauzione definitiva L Impresa appaltatrice è obbligata a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% dell importo dei lavori, ai sensi dell art. 113 del Codice. Qualora i lavori oggetto del presente Capitolato vengano aggiudicati con ribasso d asta superiore al 10%, la fideiussione bancaria o polizza assicurativa è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, come previsto dall art. 113 co. 1 del Codice; ove il ribasso sia superiore al 20%, l aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La fideiussione bancaria o assicurativa di cui ai commi precedenti, secondo quanto indicato dal comma 4 del citato articolo, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Art. 18. Disciplina del subappalto L affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante ed è subordinato al rispetto di quanto disposto dall art. 118 del Codice nonché dall art. 170 del d.p.r. n. 207/2010, tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria prevalente non può essere superiore al 30%. In caso di subappalto regolarmente autorizzato dalla Direzione Lavori, la Soprintendenza resta completamente estranea al rapporto intercorrente tra l Impresa e la Ditta subappaltatrice. L Impresa appaltatrice resta sempre l unica responsabile della buona e regolare esecuzione di tutti i lavori nei confronti della Committenza ai sensi di quanto previsto dall art Art Trattamento dei lavoratori14 Nell esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. L Impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci. I suddetti obblighi vincolano l Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L Impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante. L Impresa appaltatrice è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 6 dell art. 118 ed all art. 131 del Codice. L Impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale. L Impresa appaltatrice è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola. Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato. Art Coperture assicurative In conformità all art. 129 del Codice, nonché dell art. 125 del Regolamento, l Impresa aggiudicataria è obbligata a stipulare una o più polizze assicurative con decorrenza minima di 10 giorni prima della consegna dei lavori e fino all emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, che tengano indenni la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; inoltre la polizza dovrà prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell esecuzione dei lavori. Di conseguenza è onere dell Impresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell appalto, l accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizze relative a: 1) assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa di danneggiamenti, distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti, di incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale. In considerazione dell'eccezionale valore storico-artistico dell'edificio, l'importo della somma assicurata non può corrispondere all'importo del contratto come previsto dall'art.125 c.1 del Regolamento ma sarà pari ad un massimale di ,00 (cinquemilioni), comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte. L'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione appaltante (art. 125 del Regolamento) 2) assicurazione RCT per il massimale di ,00 (cinquemilioni/00) per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l indicazione che tra i terzi aventi diritto sono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della direzione dei lavori e dei soggetti preposti all assistenza giornaliera e al collaudo (art. 125 Regolamento); Le polizze di cui ai precedenti commi devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante. Esse devono coprire l intero periodo dell appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione appaltante prima dell inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l intervenuta accensione delle polizze suddette.15 Art. 21. Consegna lavori - Programma operativo lavori - Inizio e termine per l esecuzione Sospensioni Il Direttore dei lavori consegnerà i lavori all Impresa appaltatrice entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto. Si richiamano integralmente gli artt. 153 e segg. del Regolamento e le disposizioni del Capitolato Generale d Appalto per quanto ancora vigenti. Tale consegna avverrà nel giorno, nell ora e nel luogo indicati dalla Stazione Appaltante e sarà certificata mediante processo verbale di consegna dei lavori redatto secondo le modalità previste dall art. 154 del Regolamento. In tale circostanza l Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna. L Impresa appaltatrice si impegna ad iniziare immediatamente i lavori, e comunque non oltre dieci giorni dal verbale di consegna, nonché a proseguirli, attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da completarli entro i termini previsti nel presente Capitolato. Il tempo contrattuale previsto dal presente Capitolato speciale è comprensivo di eventuali imprevisti ed oneri che possano insorgere ed avere riflessi sullo svolgimento dei lavori. Pertanto, gli eventuali ritardi non daranno diritto all Appaltatore a proroghe, né ad indennizzi o compensi di sorta. L Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 870 (ottocentosettanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. Per ogni giorno di ritardo è stabilita una penale pecuniaria nella misura dell uno per mille da calcolarsi sull importo netto del contratto. Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, anche quelle contemplate nel programma operativo dei lavori, non danno diritto all Impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti dall art. 24 del Capitolato Generale d appalto dei lavori pubblici. Nell eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell Impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese. Art. 22. Sicurezza dei lavori Il Piano di sicurezza, redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 dal Coordinatore per la progettazione, costituisce parte integrante dei documenti di gara ed è stato accettato integralmente dall Impresa. Durante l esecuzione dei lavori l Impresa dovrà attenersi scrupolosamente sia alle norme e prescrizioni contenute nel citato Piano di sicurezza, sia alle indicazioni che verranno impartite dal Coordinatore per l esecuzione presente in cantiere. Le violazioni del piano da parte dell Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto (art. 92, comma 1, D. Lgs. 81/2008). Il Piano della Sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E compito e onere dell Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. Ai sensi dell art. 118 del Codice, la ditta dovrà presentare prima dell inizio dei lavori e, comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, il piano operativo di sicurezza nonché un elenco dei lavoratori impiegati nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha diritto di chiedere all Impresa, che dovrà provvedere immediatamente, l allontanamento dal cantiere del dipendente che, nello svolgimento dei lavori sia incompetente, negligente o violi le norme di legge e/o il di cantiere.16 Art. 23. Pagamenti in acconto All'Appaltatore non sarà erogata alcuna anticipazione sul prezzo dell'appalto, in conformità a quanto stabilito dall art. 5 del D.L , n. 79 convertito con modificazioni dalla Legge n I pagamenti verranno effettuati per successivi stati di avanzamento non appena si sarà raggiunto l importo di al netto del ribasso e delle ritenute di garanzia. I pagamenti in dipendenza del presente atto e conformemente a quanto previsto dagli artt. 29 e 30 del Capitolato Generale d appalto dei lavori pubblici saranno fatti direttamente dalla Stazione Appaltante all Impresa con mandati di pagamento della Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Venezia, con quietanza dell aggiudicataria. I materiali approvvigionati nel cantiere, sempre che siano stati accettati dalla Direzione dei Lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti. Art. 24. Conto finale Il conto finale, ai sensi dell art. 173 del Regolamento, verrà compilato entro 60 giorni dalla data dell ultimazione dei lavori e comunque non prima dell avvenuto accertamento di ottemperanza da parte dell Impresa degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali stabiliti a norma di legge. Art. 25. Collaudo Il certificato di collaudo dei lavori, ai sensi dell art. 141 del Codice, sarà emesso entro 6 mesi dalla data del verbale di ultimazione dei lavori. A completamento dei lotti verrà emesso un certificato di finale di regolare esecuzione dell intera opera complessiva. E facoltà dell Ente appaltante richiedere, prima dell ultimazione dei lavori, il funzionamento parziale o totale delle opere eseguite. In tal caso, si provvederà ad un collaudo provvisorio delle opere da utilizzare con esecuzione di visita di collaudo e redazione di verbale. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al Regolamento e dell art. 141 del Codice. Il collaudo sarà eseguito in base all art. 221 e seguenti del Regolamento e conterrà gli elementi di cui all art. 229 del suddetto. Il pagamento della rata di saldo, previa presentazione di una garanzia fidejussoria sarà effettuato non oltre il novantesimo giorno dall emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell opera, ai sensi dell art del Codice Civile. Art. 26. Risoluzione o recesso dal contratto La Stazione appaltante, nel caso si verificassero le condizioni previste dagli articoli 135 (per reati accertati), 136 (per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo), 137 (inadempimenti per contratti a cottimo) del Codice, provvederà alla risoluzione del contratto, nei tempi e modi stabiliti da detti articoli e dall art Art. 27. Oneri, obblighi e responsabilità dell Appaltatore Oltre gli oneri previsti dalla normativa di legge ed agli altri indicati nel presente Capitolato speciale, saranno a carico dell'appaltatore i seguenti oneri ed obblighi: 1.La sorveglianza con il personale del cantiere, di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le forniture di materiale sia di proprietà dell'amministrazione appaltante, sia delle altre ditte appaltatrici, consegnati all Appaltatore. 2.Tutti gli attrezzi e gli utensili necessari per l'esecuzione delle opere. 3. La redazione di progetti esecutivi imprevisti e di modesta entità che si rendessero necessari durante il corso dei lavori. Detti progetti (disegni e calcoli) saranno consegnati alla D.L. in triplice copia, unitamente al supporto informatico di tutti gli elaborati. 4. La costruzione di un ponteggio agibile con i piani di lavoro, scalette, sistemi protettivi contro la caduta di persone, in regola con le normative vigenti, in tema di sicurezza ed ogni altro onere necessario per restaurare la superficie, il regolare mantenimento e smontaggio dei ponti di servizio, delle impalcature e delle opere provvisionali di qualsiasi specie occorrenti per l'esecuzione di tutti indistintamente i lavori, nonché per l'incolumità degli operai tutti e per quella pubblica, oltre agli sfridi e deperimenti delle strutture (in legno, ferro, ecc.), costituenti detti ponti, impalcature e costruzioni17 provvisorie, salvo quanto diversamente disposto negli articoli dell'elenco Prezzi, ed inoltre, l'illuminazione, licenze e tasse relative e tutto quanto necessita ed occorre per dare compiuta l'opera appaltata, il libero accesso al cantiere, il passaggio nello stesso e nelle opere costruite od in costruzione alle persone addette a qualunque altra impresa, alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, ed alle persone che eseguono lavori per conto diretto della stazione appaltante. 5.Le riparazioni di guasti che per qualsiasi causa potessero venire arrecati alle opere e condutture sotterranee e loro accessori. In caso di danneggiamenti alle condutture di gas, acqua, cavi telefonici, elettrici, ecc., l'appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione oltre che alla D.L., anche alla società esercente tali servizi, che dovrà eseguire i lavori di riparazione, addebitandone la spesa all'assuntore. L'Appaltatore è anche responsabile di tutti i danni che potessero venire arrecati per il fatto dei lavori, da suoi agenti ed operai, alla proprietà dell Amministrazione o di terzi in genere. 6.La tenuta costante in cantiere, a disposizione della Direzione Lavori, di ogni strumento di misurazione, rilievi e verifiche, sia delle opere e delle somministrazioni oggetto dell'appalto, sia di quelle appaltate ad altre Ditte o assunte direttamente dalla stazione appaltante ed escluse dall'appalto. 7. La pulizia e lo sgombero quotidiano dei locali in lavorazione. 8. Lo sgombero del cantiere dai materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprietà, entro un mese dalla data del verbale di ultimazione, nonché la manutenzione ordinaria delle opere sino al collaudo. 9. A ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque ogni qual volta venga richiesta dalla D. L, fornire un adeguata documentazione fotografica dello stato precedente l intervento, delle operazioni conservative in corso, dello stato finale, nel numero e nelle dimensioni indicate dalla Direzione tecnica con consegna dei files e su CD Rom; i file dovranno essere in formato TIF, anche compresso, oppure JPEG (compressione qualità 10 per PC -Mac chiuso correttamente a misura di stampa 18), L Impresa dovrà mettere a disposizione, a tal fine, della Direzione dei lavori e del responsabile del procedimento una fotocamera digitale per la documentazione dei lavori, che verrà effettuata separatamente da parte degli stessi. 10. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione la Ditta è tenuta a fornire alla Direzione Lavori, nel numero di copie occorrenti, gli eventuali disegni di progetto integrativi che si rendessero necessari 11. La consegna al D.L. dell aggiornamento ogni 15 giorni del cronoprogramma. 12.Tutte le spese occorrenti alla stipulazione del contratto, comprese quelle di bollo e registrazione del contratto e dei relativi allegati nel numero di copie necessario. 13.La puntuale e tempestiva campionatura dei materiali e dei manufatti che verranno richiesti dalla Direzione Lavori, la fornitura della necessaria documentazione di qualificazione e certificazione dei materiali usati ove specificatamente previsto dalle norme vigenti nonché le spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le prove e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori sui materiali impiegati, in correlazione a quanto prescritto circa l accettazione dei materiali stessi. 14.La corresponsione di paghe operaie e conseguenti indennità di contingenza e assegni familiari e indennità di lavoro straordinario o festivo non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nel tempo in cui si svolgono i lavori, ancorché l Appaltatore non appartenga all Associazione Provinciale Industriale e possa quindi non essere tenuto giuridicamente ad osservarli, intendendosi che tali obblighi si estendono anche ai cottimi. 15.L Appaltatore si impegna ad installare, a sua cura e spese, nella sede dei lavori, nel numero e dimensioni idonee le tabelle indicanti le caratteristiche del lavoro, gli Enti, le Imprese, le persone fisiche preposti alle varie funzioni secondo le disposizioni di Legge e ad aggiornare tempestivamente i dati in esse contenuti. 16. Restano a totale carico dell Appaltatore i versamenti delle indennità di occupazione temporanea delle aree necessarie per l esecuzione dei lavori limitatamente alle aree non interessate dagli espropri e/o servitù pubbliche e relative fasce di rispetto, nonché gli oneri connessi e gli eventuali risarcimenti di danni. 17.L Appaltatore dovrà anche provvedere alla esecuzione di tutte le opere accessorie necessarie all esecuzione dei lavori oggetto dell appalto ed alla successiva gestione e manutenzione quali: realizzazione delle recinzioni della zona interessata dai lavori (secondo quanto verrà concordato con il coordinatore per la sicurezza durante l esecuzione dei lavori); allo spostamento di tutte le pertinenze ed arredi gravanti sull area di cantiere, operazione necessaria per l esecuzione dei lavori oggetto dell appalto. 18.L impianto, la manutenzione, la sorveglianza e l illuminazione del cantiere, nonché il loro smontaggio. 19.Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni l Amministrazione ed il suo personale. 20.Le spese per la custodia del cantiere, dei materiali e delle opere fino al collaudo definitivo ed alla consegna all Amministrazione e per tutti gli apprestamenti igienici o ricoveri o altro per gli operai.18 21.Le spese per il collaudo tecnico - amministrativo e quelle per eventuali collaudi in corso d opera, provvedendo alla necessaria assistenza e a tutte le spese per l esecuzione dei collaudi, escluso il solo onorario dei collaudatori. 22.Per tutto il periodo corrente tra l esecuzione parziale o totale delle opere fino alla consegna all Amministrazione usuaria, l Appaltatore è garante delle opere e delle forniture eseguite e dovrà procedere a tutte le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. Tale manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo provvedendo di volta in volta alle riparazioni necessarie senza pregiudicare la funzionalità degli edifici e senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione Lavori. 23.Sarà obbligo dell Appaltatore di adottare nell esecuzione di tutti i lavori i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà sull Appaltatore, restandone sollevata l Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza nei limiti di quanto previsto dalle leggi vigenti. 24.L Appaltatore terrà conto degli oneri per il rigoroso rispetto delle misure di sicurezza e di igiene del cantiere. Art. 28. Definizione delle controversie La definizione di eventuali controversie tra l Impresa Appaltatrice e la Stazione Appaltante dovrà avvenire secondo le procedure indicate dagli artt. 240 e 241 del Codice Art. 29. Lotta alla delinquenza mafiosa In virtù dell art. 38, comma 3 del Codice, l Amministrazione procederà in sede di verifica delle dichiarazioni rese dai concorrenti ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo, a richiedere al competente ufficio del casellario giudiziale i certificati del casellario giudiziale di cui all art. 21 del d.p.r. 14 novembre 2002, n L accertamento da parte dell Amministrazione anche di una sola condizione prevista dall art. 38, co. 1 del Codice comporterà l esclusione del concorrente dalla partecipazione alle procedure di affidamento dell appalto di lavori. Allo stesso modo non potrà essere affidatario di subappalti né stipulare i relativi contratti. Art. 30. Obbligo di conservazione dei documenti societari Ai sensi dell art. 1, commi 1, 2 e 4 del D.P.C.M. 11/03/1991, n. 187, le società per azioni in accomandita semplice, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni od a responsabilità limitata aggiudicatarie di opere pubbliche, le concessionarie e le subappaltatrici, devono comunicare all Amministrazione committente o concedente, prima della stipula del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria, l esistenza dei diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l indicazione di soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nell assemblea societaria nell ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore sia in consorzio, esso è tenuto a comunicare dati di cui al comma 1, riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino alla progettazione ed alla esecuzione dell opera. Le imprese ed i consorzi sono tenuti alla conservazione, per uguale periodo, delle copie delle note di trasmissione e dei relativi dati. Art. 31. Spese Le spese di registrazione, di copia, carta bollata e tutte le altre inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, o che da esso possono derivare, saranno a totale carico dell Impresa.19 Capo III - INDAGINI E PROVE DI LABORATORIO Art. 32 Indagini preliminari ai lavori di restauro Generalità - Prima di dare inizio a qualsiasi tipo di lavorazione su manufatti di particolare interesse storico-artistico, l appaltatore, se previsto negli elaborati di progetto o espressamente richiesto dalla D.L. in relazione a collaudi e controlli in corso d opera, sarà tenuto ad effettuare su di essi tutte quelle operazioni che, finalizzate alla sistematica e scientifica acquisizione di dati certi inerenti lo stato di conservazione o i loro processi di alterazione e di degrado, possano consentire una diagnosi corretta ed accurata dei meccanismi che provocano il deperimento al fine d'intervenire su di essi con i rimedi più efficaci. La diagnosi sarà effettuata commissionando, esclusivamente a laboratori riconosciuti ed autorizzati dagli organi preposti alla tutela del bene in oggetto, l'esecuzione di una specifica serie di prove di laboratorio e di analisi da svolgere "in situ". Il laboratorio dovrà eseguire le analisi su campioni di manufatto che dovranno essere prelevati o da personale di sua fiducia o da altra rappresentanza che assolva tale compito sotto il suo diretto controllo e secondo le modalità descritte nelle Raccomandazioni NORMAL 3/80 redatte a cura dell'istituto Centrale del Restauro (Roma 1980) riassunte qui di seguito: il campionamento deve essere effettuato solo su autorizzazione scritta dell organismo che ha la tutela il manufatto, che, in questo caso, coincide con la stazione appaltante; il campionamento deve essere effettuato da chi eseguirà l analisi o comunque sotto la sua responsabilità; il numero e l entità dei prelievi devono essere minimi e scelti tenendo conto della necessità di non arrecare disturbo all aspetto del monumento, compatibilmente con le finalità del campionamento e le esigenze della sua rappresentatività. Quindi, essi dovranno comunque permettere una valutazione del fenomeno che si vuole investigare, se non su basi statistiche, almeno tenendo presente l influenza di variabili come la quota, l orientamento, l esposizione al sole, alla pioggia, al vento, ecc..le zone di prelievo devono essere scelte tenendo conto della necessità di non disturbare in alcun modo l estetica del manufatto. Durante il campionamento, oltre alle consuete cautele, sarà necessario non modificare lo stato originario del manufatto e dei luoghi non arrecando danno alcuno alle antiche strutture. Inoltre, lo spostamento delle attrezzature per prelevare i campioni dal terreno o dalle murature avverrà nel massimo rispetto dello stato dei luoghi. Alla fine dei lavori dovrà essere effettuata una perfetta pulizia rimuovendo qualsiasi residuo di lavorazione. In relazione ai diversi tipi di controlli diagnostici previsti negli elaborati di progetto o espressamente richiesti dalla D.L. in relazione a collaudi e controlli in corso d opera, l appaltatore dovrà, qualora il tipo di indagine lo richieda, provvedere alla fornitura di energia elettrica e al ripristino delle parti interessate ai prelievi dei campioni. Analisi di elementi strutturali e decorativi - I campioni occorrenti per le indagini conoscitive sulle caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche delle murature saranno prelevati mediante il prescritto numero di carotaggi. Le carotatrici dovranno essere fornite di punte vidia a sola rotazione che possano essere raffreddate ad acqua aventi un diametro idoneo, ad insindacabile giudizio della D.L., ad una corretta valutazione dello specifico materiale indagato. Una volta estratte, le carote saranno ordinate e catalogate in apposite cassette di stoccaggio; la sezione perforata verrà sigillata con boiacca di cemento e il paramento murario sarà risarcito utilizzando la sezione esterna della carota estratta avendo cura di sigillare con la malta di resina e detrito di perforazione. Tecniche e strumenti Le indagini da effettuare sull esistente potranno prevedere il prelievo di limitate porzioni del materiale da esaminare solo dietro specifica autorizzazione e quando, a parere della D.L. non sia possibile procedere in maniera differente al fine di acquisire nozioni indispensabili ai lavori di conservazione. In ogni caso non sarà autorizzato il ricorso sistematico a tecniche di tipo distruttivo. Le metodologie di indagine, infatti, verranno distinte e scelte in base alla loro effetto distruttivo al fine di privilegiare l utilizzo delle tecniche non distruttive, o minimamente distruttive. Le prove non distruttive si svolgeranno in situ senza la necessità di ricorrere a prelievi, mentre quelle minimamente distruttive andranno eseguite con prelievi di pochi grammi di materiale; questi ultimi potranno essere recuperati a terra, a seguito del loro avvenuto distacco, o in prossimità delle parti più degradate. L appaltatore, in ogni caso, dovrà evitare che gli interventi apparentemente non distruttivi, agendo direttamente sul manufatto con sollecitazioni di varia natura (elettromagnetica, acustica, radioattiva, ecc.), possono risultare dannosi se non andranno dosati opportunamente o se saranno usati in modo improprio.20 Ogni tipo di indagine dovrà essere preventivamente concordata con la D.L. in relazione al tipo di lavori da effettuare e alla zona esatta in cui effettuare il prelievo. Particolari indagini ed analisi, ove richiesto, dovranno essere affidare ad istituti e laboratori specializzati che dovranno operare secondo la vigente normativa e conformemente alle più recenti indicazioni NORMAL o alle norme UNI Beni Culturali. La scelta degli operatori dovrà sempre concordata ed approvata dal progettista, dalla D.L. e dagli organi preposti alla tutela del bene oggetto dell intervento. In relazione ai diversi tipi di controlli diagnostici previsti negli elaborati di progetto, l appaltatore, laddove l esecuzione dei saggi dovesse avvenire ad altezze non raggiungibili dall operatore, dovrà realizzare tutte le opere accessorie (ponteggi, ed opere provvisionali) che potranno consentire il posizionamento delle attrezzature e la periodica possibilità di accesso per la lettura dei dati. Dovrà altresì provvedere, qualora il tipo di indagine lo richieda, alla fornitura di energia elettrica, e al ripristino delle parti interessate ai prelievi dei campioni ai fini degli accertamenti anche se queste opere non siano comprese in un intervento più generale sulle superfici. L appaltatore deve provvedere, qualora non vi siano ponteggi in opera e qualora la verifica richiesta interessi parti dell edificio non altrimenti accessibili, a predisporre le opere provvisionali occorrenti per l installazione dello strumento, per il controllo periodico, e per l alimentazione elettrica necessaria alla centralina, qualora non autoalimentata tramite batteria. Nelle opere provvisionali saranno comprese tutte quelle opere, che in relazione alla diagnosi da effettuare, consentano di procedere all esecuzione dell indagine richiesta in piena sicurezza per gli operatori. Accertamento sulle caratteristiche strutturali e costruttive Il primo dato utile per l accertamento delle alterazioni strutturali presenti nell edificio sarà costituito dal rilevamento del quadro fessurativo. L appaltatore dovrà eseguire il rilievo evidenziando nella restituzione grafica, le variazioni della geometria, i fuori squadro, i fuori piombo, le variazioni della morfologia correlabili allo stato di alterazione della struttura. La correlazione di tali modifiche della geometria dell edificio con la conoscenza di trasformazioni storicamente avvenute sull edificio, dovrà fornire tutti i dati utili sulle cause di tali alterazioni. Una volta individuati i punti critici da controllare, la successiva esecuzione delle indagini localizzate dovrà permettere l accertamento delle patologie evidenziate nelle fasi precedenti di analisi e fornire ulteriori dati a sostegno dell intervento. Le analisi da eseguire ai fini dell accertamento delle condizioni di equilibrio della fabbrica, possono dividersi in prove relative al: 1. Rilevamento e controllo delle alterazioni dell equilibrio statico La determinazione delle alterazioni morfologiche della struttura dovrà rilevare e fornire tutti i dati relativi alle modifiche dell equilibrio strutturale della fabbrica. Insieme alla corretta lettura del quadro fessurativo esistente, in cui la forma e la posizione delle lesioni dovranno fornire le indicazioni sui movimenti compiuti dalla costruzione, l appaltatore eseguirà il controllo degli spostamenti e della perpendicolarità delle superfici, sia nel caso che questi fenomeni siano avvenuti in un determinato periodo di tempo e si siano arrestati, sia nel caso che questi siano sintomatici di un fenomeno alterativo ancora in atto Verifiche sulla orizzontalità delle superfici Le verifiche sulla orizzontalità dovranno essere eseguite con i prescritti strumenti di tipo topografico (livelle, tacheometri, teodoliti). L uso di livelle ottiche sarà limitato ai casi in cui l accertamento riguarda le parti facilmente accessibili della costruzione; l appaltatore eseguirà la verifica posizionando agli intervalli prestabiliti dalla D.L. le stadie di misura posizionandole verticalmente. La differenza altimetrica del piano orizzontale fra diverse basi di misura, indicherà le alterazioni subite dal piano orizzontale, e quindi i cedimenti del piano basale. L appaltatore utilizzerà i tacheometri ed i teodoliti, nei casi in cui l accertamento riguarda le parti inaccessibili, procedendo per successive triangolazioni, ricavando trigonometricamente l eventuale alterazione della orizzontalità previa l esatta conoscenza degli angoli e della distanza fra la strumentazione ed i punti da rilevare. Alla fine delle rilevazioni, l appaltatore restituirà le informazioni nella forma richiesta Verifiche sulla verticalità della superficie L appaltatore, oltre all uso del teodolite o tacheometro come descritto al punto 1.1, dovrà impiegare, ove prescritto, delle specifiche inclinometri monoassiali e biassiali, (questi strumenti si prestano per la valutazione d eventuali rotazioni della struttura; la versione monoassiale esegue una misura di variazione d angolo in una sola direzione nel piano XZ, mentre la versione biassiale su due direzioni ortogonali nei piani XZ e YZ, permettendo di valutare, mediante una composizione vettoriale, variazioni nella reale direzione), atti ad accertare se i movimenti (fuori piano) dall asse verticale siano dovuti a rotazioni delle pareti, ad inflessioni causate dalle spinta di archi o di volte o a inflessioni delle murature dovute ad altro genere di fenomeni. L appaltatore provvederà al corretto posizionamento degli inclinometri collegando la corda di acciaio armonico contenuta all interno dello strumento alla base fissa e posizionandoli in modo stabile alla superficie da indagare tramite l ausilio di una basetta metallica o cementizia e di bulloni L eccitazione Vedere altro
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA = PREZZO PIU BASSO DETERMINATO MEDIANTE MASSIMO RIBASSO SULL IMPORTO DEI LAVORI APPALTO CON CORRISPETTIVO A CORPO = LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI Dettagli Capo Primo: OGGETTO E MODALITA DI APPALTO
Capo Primo: OGGETTO E MODALITA DI APPALTO ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO L appalto ha per oggetto l esecuzione di opere e provviste occorrenti per la realizzazione di N 1 Impianto Fotovoltaico Collegato Alla Dettagli Comune di Marigliano Provincia di Napoli
Città di Marigliano Comune di Marigliano Provincia di Napoli DETERMINAZIONE SETTORE III RESPONSABILE DEL SETTORE III: ing. A. Ciccarelli Registro Generale n. 1689 del 29.12.2014 Registro Settore n. 25 Dettagli COMUNE DI ALSENO Provincia di Piacenza
COMUNE DI ALSENO Provincia di Piacenza Rep. N. in data Contratto di appalto per lavori relativi ad interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi e potenziamento uscite di sicurezza della Dettagli PROVINCIA DI PRATO CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI AUTOVETTURE PER L AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE.
CONTRATTO tra il Sig... codice fiscale... residente in... proprietario di (*)...di cui dispone dei libero uso, sito in... e il Sig... residente in... nella qualifica di... dell impresa... codice fiscale... Dettagli COMUNE DI GAVIRATE Provincia di Varese
COMUNE DI GAVIRATE Provincia di Varese CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE RETI DI PROPRIETA COMUNALE OPERE DA IMPRENDITORE EDILE ANNI 2010 2011-2012 UFFICIO Dettagli Provincia di Milano. Area Gestione Territorio BANDO DI GARA. 1.STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI BARANZATE Via Conciliazione, 19 C.A.P.
BANDO DI GARA 1.STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI BARANZATE Via Conciliazione, 19 C.A.P. 20021 2.PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi dell art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. CODICE IDENTIFICATIVO Dettagli UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA DIPARTIMENTO GESTIONE DELLE RISORSE PATRIMONIALI SERVIZIO ATTIVITA NEGOZIALE, ECONOMALE E PATRIMONIALE SETTORE I BANDO DI GARA DI PUBBLICO INCANTO 1. Ente Appaltante: Università Dettagli PROVINCIA DI FIRENZE
Repertorio n. Fasc. n. /2008 PROVINCIA DI FIRENZE Contratto di appalto per l esecuzione dei lavori di CIG: REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemilatredici (2013) addí () del mese di, in Firenze, in una sala Dettagli Comunità Montana.. della provincia di
Comunità Montana.. della provincia di CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI. NEI COMUNI DI.. DELLA COMUNITA MONTANA.. Art. 1 - OGGETTO DEI LAVORI I lavori Dettagli CONVENZIONE D INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI
CONVENZIONE D INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI Manutenzione della rete idrica e fognaria a servizio dell intero territorio Dettagli SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO
SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO REPUBBLICA ITALIANA L anno duemila. il giorno. del mese di. nella sede della stazione appaltante sita.., alla via.. n..., avanti a me dott, autorizzato a ricevere atti e contratti Dettagli TERMINE DI ESECUZIONE:
C O M U N E D I M O L A D I B A R I Provincia di Bari Settore VIII Lavori Pubblici e Manutenzioni Profilo Committente: www.comune.moladibari.ba.it BANDO DI GARA 1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Mola di Dettagli COMUNE DI MONTALE. Provincia di Pistoia OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL GIARDINO MONUMENTALE CON ALLESTIMENTO DEL PROGETTO DEL
COMUNE DI MONTALE Provincia di Pistoia OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL GIARDINO MONUMENTALE CON ALLESTIMENTO DEL PROGETTO DEL GIARDINO DEL XXI SEC VILLA CASTELLO SMILEA MONTALE CAPOLUOGO. REP. 2/2015 Dettagli CONTRATTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI RIMINI
CONTRATTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI RIMINI L'anno 201_ ( ) il giorno del mese di TRA Anthea S.r.l. via della Lontra 30, 47923 (RN), di seguito per brevità Dettagli Rev. Data Sez. Pag. Redatto Verificato Validato Descrizione 1 17/12/12 FC/MB BV DMP Emissione
C 129 - VALORIZZAZIONE AREA CAMPI - IKEA DEMOLIZIONE DEL MAGAZZINO E PORZIONE DI MENSA DISMESSI UBICATI IN CORSO FERDINANDO MARIA PERRONE N. 15 NELL AREA EX ILVA LAMINATI PIANI OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO Dettagli Lavori di Sistemazione dell edifico ex Caserma C.C. in Via Vallecine da adibirsi a nuova sede comunale 2 E 3 LOTTO CIG 0084984303
C O M U N E D I B O R B O N A P R O V I N C I A D I R I E T I VIA NICOLA DA BORBONA 02010 BORBONA Tel. 0746/940037 Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575 E-Mail: borbona@comune.borbona.rieti.it Indirizzo Dettagli CAPITOLATO SPECIALE. Fornitura ed installazione di Personal Computer ed attrezzature hardware per il VI settore del Comune di Portici
CAPITOLATO SPECIALE Fornitura ed installazione di Personal Computer ed attrezzature hardware per il VI settore del Comune di Portici ART. 1 OGGETTO DELL APPALTO L appalto ammonta ad. 10250 oltre IVA al Dettagli SCHEMA DI CONTRATTO-TIPO
SCHEMA DI CONTRATTO-TIPO CONTRATTO DI APPALTO PRIVATO PER OPERE RELATIVE A IMMOBILI CIVILI Tra... d ora in avanti denominato il committente residente in. C.F... P. IVA - da una parte e.. d ora in avanti Dettagli ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI
FORNITURA DI PIETRE TOMBALI IN MARMO BIANCO DEL TIPO CRISTAL PER IL NUOVO CORPO LOCULI DENOMINATO 6 LOTTO NEL CIMITERO COMUNALE DI MONDOLFO FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI elaborato 4 Data: IL TECNICO COMUNALE Dettagli CAPITOLATO PRESTAZIONALE LOTTO N. 2 OPERE SPECIALISTICHE PER PARETI MOBILI, CARTONGESSO, CONTROSOFFITTATURE ED AFFINI
Allegato 4) CAPITOLATO PRESTAZIONALE LOTTO N. 2 OPERE SPECIALISTICHE PER PARETI MOBILI, CARTONGESSO, CONTROSOFFITTATURE ED AFFINI CAPO 1 NATURA E OGGETTO DELL APPALTO Art. 1 Oggetto dell appalto Il presente Dettagli Importo massimo prestabilito Euro 115.500,00 - (Oneri per la Sicurezza Euro 2.500,00.-) NORME TECNICHE PER LAVORI A CORPO
OGGETTO: Codice Opera n 09171 Programma di verifica dell efficienza energetica di alcuni edifici pubblici del Comune di Trieste mediante l installazione di un analizzatore di combustione in continuo per Dettagli BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA Appalto lavori
COMUNE di MAGLIANO SABINA PROVINCIA DI RIETI BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA Appalto lavori Offerta economicamente più vantaggiosa OGGETTO: Lavori di realizzazione di n.2 impianti fotovoltaici da 17.86 Dettagli LA CONTABILITA' LAVORI
LA CONTABILITA' LAVORI Prof. Domenico Natale 1 Finalità Scopo della contabilità lavori è quello di definire: nel momento del progetto l importo preventivo dell opera fase progettuale preventiva a lavoro Dettagli R E G I O N E S I C I L I A N A COMUNE DI BUCCHERI Provincia di Siracusa
R E G I O N E S I C I L I A N A COMUNE DI BUCCHERI Provincia di Siracusa CAPITOLATO D ONERI FORNITURA MATERIALI A PIE D OPERA, TRASPORTI e NOLI OGGETTO : Cantiere di lavoro n. 1001467/SR-18 (Circolare Dettagli TARIFFA DEGLI ONORARI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEL RESTAURATORE DI BENI CULTURALI
TARIFFA DEGLI ONORARI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEL RESTAURATORE DI BENI CULTURALI Articolo 1 Ambito di applicazione Nel presente tariffario sono definiti i corrispettivi per le attività di progettazione Dettagli COMUNE DI ACCADIA. (Provincia di Foggia)
COMUNE DI ACCADIA (Provincia di Foggia) PROGETTO PER LA DOTAZIONE DI IMPIANTO DI VODEOSORVEGLIANZA E FORNITURE ARREDI PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATI "CASONE PADULI" E "CASONE DIFESA". Dettagli GIUNTA REGIONALE D ABRUZZO L AQUILA Servizio Appalti Pubblici e Contratti BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA
GIUNTA REGIONALE D ABRUZZO L AQUILA Servizio Appalti Pubblici e Contratti BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NEI LOCALI SEDE DEL SETTORE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI Dettagli SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO COMUNE DI MALCESINE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN MALCESINE
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO COMUNE DI MALCESINE Provincia di Verona Repertorio n. / del REPUBBLICA ITALIANA CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO AD OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE Dettagli COMUNE di EMPOLI. Ufficio Tecnico - Settore Manutenzioni
COMUNE di EMPOLI Ufficio Tecnico - Settore Manutenzioni PROGETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A PORZIONE DELLA COPERTURA DELL EDIFICIO COMUNALEDI PIAZZA DEL POPOLO (Locali C.E.D. su via dei Dettagli A.S.L. 2 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER OPERE DI FALEGNAME - VETRAIO - FABBRO ANNO 2007
A.S.L. 2 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER OPERE DI FALEGNAME - VETRAIO - FABBRO ANNO 2007 1 Art. 1 OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto l affidamento della manutenzione ordinaria, programmata Dettagli CONTRATTO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI PROGETTAZIONE, PRELIMINARE, DEFINITiVA ED ESECUTIVA E ATTIVITA DI SUPPORTO ALLA
REP. N.... CONTRATTO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI PROGETTAZIONE, PRELIMINARE, DEFINITiVA ED ESECUTIVA E ATTIVITA DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE LAVORI RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI Dettagli C O M U N E D I P I A N O R O
CAPITOLATO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA DI ASSISTENZA PER ALUNNI DISABILI Art. 1 - Oggetto e modalità di svolgimento del servizio Oggetto del presente capitolato è la gestione delle attività di Dettagli COMUNE DI RECANATI AREA TECNICA. Procedura aperta per: REALIZZAZIONE DI N. 12 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
COMUNE DI RECANATI AREA TECNICA Procedura aperta per: REALIZZAZIONE DI N. 12 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL PEEP I LOTTO F LOCALITÀ LE GRAZIE (FOGLIO 58 PART. 805) DISCIPLINARE DI GARA Requisiti Dettagli PROVINCIA DI TORINO - * - OGGETTO: Palazzo Cisterna via Maria Vittoria n. 12 Torino.
PROVINCIA DI TORINO - * - N. di Rep. OGGETTO: Palazzo Cisterna via Maria Vittoria n. 12 Torino. Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento prevenzione incendi. C.U.P. Importo netto: Impresa Dettagli 7. SOGGETTI AMMESSI ALL APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega.
71037 Monte Sant Angelo Piazza Municipio n. 2 Telefono 0884/561215 Telefax 0884/561016 BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA Procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55 ed 82 del D.lgs. 12.04.2006 Dettagli La contabilità dei lavori a corpo negli appalti di lavori pubblici
Appalti Pubblici La contabilità dei lavori a corpo negli appalti di lavori pubblici L articolo analizza nel dettaglio, per gli appalti di lavori pubblici stipulati a corpo, le modalità per la contabilizzazione Dettagli COMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI
COMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI Capitolato speciale d Appalto per il servizio di manutenzione da effettuarsi mediante somministrazione - di tutti gli estintori Dettagli 71037 Monte Sant Angelo Piazza Roma n. 2 Telefono 0884/566242-244 Telefax 0884/566212
71037 Monte Sant Angelo Piazza Roma n. 2 Telefono 0884/566242-244 Telefax 0884/566212 BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA Procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55 ed 82 del D.lgs. 12.04.2006 Dettagli Fornitura in opera di ballatoi con scaffalature per i nuovi locali del Museo Etnografico
PROVINCIA DI MODENA COMUNE DI CARPI Settore F/1 - Edilizia Pubblica e Patrimonio Immobiliare RESTAURO DEL CASTELLO DEI PIO DI SAVOIA ALA SUD (EX-CARCERI) Fornitura in opera di ballatoi con scaffalature Dettagli Incarico Semplificato per servizi di architettura
ESEMPIO Incarico Semplificato per servizi di architettura L'anno duemila..., il giorno.. Del mese di. Tra : - il sig................................................residente a.............. via....................... Dettagli AVVISO DI GARA DI PROCEDURA APERTA SETTORI SPECIALI - PER L AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELL IMPIANTO
AVVISO DI GARA DI PROCEDURA APERTA SETTORI SPECIALI - PER L AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELL IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DI PONTE SASSO COMUNE DI FANO 1 STRALCIO Dettagli Prof. Ing. Paolo Pizzo
Università degli Studi di Napoli Federico II Facoltà di Ingegneria Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli CORSO BREVE sulla normativa inerente la PROGETTAZIONE e la REALIZZAZIONE di OPERE PUBBLICHE Dettagli COMUNE DI CENGIO. PROVINCIA DI SAVONA C.A.P. 17056 - Piazza Martiri Partigiani, 8 Lavori Pubblici
COMUNE DI CENGIO PROVINCIA DI SAVONA C.A.P. 17056 - Piazza Martiri Partigiani, 8 Lavori Pubblici Prot. n 6294 N Reg. Pubbl. 83 1. BANDO PROCEDURA APERTA: Il giorno 21/09/2010 alle ore 9,00 si terrà presso Dettagli IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AVVISO DI ASTA PUBBLICA Vendita e utilizzazione del materiale legnoso assegnato al taglio nella particella forestale n. 17 del P.A.F. Bosco Comunale Santa Giulia Estensione di circa Ha 31,65.63 IL RESPONSABILE Dettagli AVVISO. Nessuna responsabilità potrà essere ascritta alla Cassa ove l offerta non pervenisse in tempo utile per eventuali disguidi postali.
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti Via Mantova, 1 00198 Roma Tel.: 06 47486.1 Fax: 06 4820322 http://www.cnpadc.it AVVISO La Cassa Nazionale di Previdenza e Dettagli ALLEGATO B. Capitolato Speciale d Appalto (C.S.A.) relativo a FORNITURA IMBARCAZIONE AD USO DI POLIZIA LOCALE
INCARICO DI ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE E DEI COLLABORATORI PER IL PERIODO 1/1/2012-31/12/2013 CIG Z990278489 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO ART. 1 - Dettagli CONTRATTO DI APPALTO. *..., nato a... il..., residente a..., via..., n..., codice fiscale n..., in
CONTRATTO DI APPALTO L'anno..., il giorno... del mese di..., in..., tra i Signori: *..., nato a... il..., residente a..., via..., n...., codice fiscale n...., in seguito per brevità denominato -Committente- Dettagli CONTRATTO D'APPALTO PER LAVORI PRIVATI
CONTRATTO D'APPALTO PER LAVORI PRIVATI Committente: Appaltatore: Ance Como Associazione Nazionale Costruttori Edili Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Como Collegio dei Periti Dettagli AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993 GS/pf DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE Deli15/deli03 N....180... DEL 26 marzo 2015... Dettagli Settore 4 (CENTRO ELABORAZIONE DATI-RICOSTRUZIONE E PROTEZIONE CIVILE-DIREZIONE N.U.E DISCARICA-ECOLOGIA E AMBIENTE)
UNO DEI 100 COMUNI DELLA PICCOLA GRANDE ITALIA Settore 4 (CENTRO ELABORAZIONE DATI-RICOSTRUZIONE E PROTEZIONE CIVILE-DIREZIONE N.U.E DISCARICA-ECOLOGIA E AMBIENTE) 0835 587327 Fax 0835 581208 Capitolato Dettagli 1. Termini di esecuzione dei lavori L appaltatore deve ultimare entro 120 giorni dalla data del verbale inizio lavori. 1
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO REGIONALE DELLA TOSCANA BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL COMITATO REGIONALE CRI DELLA TOSCANA CIG: 28951999C9 Dettagli 71037 Monte Sant Angelo Piazza Roma n. 2 Telefono 0884/566242-0884/566244 0884/566220 Telefax 0884/566212
71037 Monte Sant Angelo Piazza Roma n. 2 Telefono 0884/566242-0884/566244 0884/566220 Telefax 0884/566212 BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA Procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55 ed Dettagli CAPITOLATO TECNICO CIG 5401089FA0
CAPITOLATO TECNICO PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL APPALTO DI SERVIZI CATASTALI RELATIVI AD ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PRESENTI SULL ISOLA DELL ASINARA. Dettagli COMUNE DI VERBANIA. PROVINCIA DEL V.C.O. 28900 VERBANIA Tel. 0323/5421 Fax 0323/557197 ******
COMUNE DI VERBANIA PROVINCIA DEL V.C.O. 28900 VERBANIA Tel. 0323/5421 Fax 0323/557197 ****** LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE O UGUALE A EURO 100.000,00 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 190 / 2015 OGGETTO: Dettagli Direzione dei lavori e collaudo di opere pubbliche
Direzione dei lavori e collaudo di opere pubbliche Ing. Francesco Pecorella Evoluzione tecnologica e normativa in materia di lavori pubblici dal D.M. 29.05.1895 alla Legge Merloni (11.02.94 n. 109) 05.07.2005 Dettagli COMUNE DI BARANZATE (Provincia di Milano)
PROGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GALILEO GALILEI - OBIETTIVO IGIENE E SALUBRITA' - OBIETTIVO SICUREZZA ED AGIBILITA' - OBIETTIVO Dettagli CAPITOLATO SPECIALE D ONERI Anno 2006
***** PROVINCIA DI GENOVA VIABILITA E DEMANIO STRADALE ****** CAPITOLATO SPECIALE D ONERI Anno 2006 SERVIZI DI DECESPUGLIAMENTO E PULIZIA DELLE SCARPATE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. Genova, 02 Febbraio Dettagli COMUNE DI FIRENZE. Direzione Patrimonio Immobiliare CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI REGOLARIZZAZIONE CATASTALE DI BENI
ALLEGATO A COMUNE DI FIRENZE Direzione Patrimonio Immobiliare CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI REGOLARIZZAZIONE CATASTALE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE ART. 1 Oggetto Dettagli SERVIZIO DI RISONANZA MAGNETICA
Presidio Ospedaliero Nord S.MARIA GORETTI DI LATINA SERVIZIO DI RISONANZA MAGNETICA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UNA RM 1,5 T, L AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA Dettagli SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO TRA. la società AFC Torino SpA con sede legale in Torino, Corso Peschiera n. 193,
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO TRA la società AFC Torino SpA con sede legale in Torino, Corso Peschiera n. 193, codice fiscale e Partita IVA 07019070015, in persona del suo legale rappresentante, nato Dettagli ISTITUTO DEI CIECHI FRANCESCO CAVAZZA Via Castiglione n. 71 40124 Bologna E-mail: istituto@cavazza.it P.E.C.: istitutocavazza@pec.
ISTITUTO DEI CIECHI FRANCESCO CAVAZZA Via Castiglione n. 71 40124 Bologna E-mail: istituto@cavazza.it P.E.C.: istitutocavazza@pec.it BANDO DI GARA PER APPALTO INTEGRATO PER LA RISTRUTTURAZIONE COMPRENSIVA Dettagli 3529,1&,$',%5,1',6, $57 2JJHWWRGHOO DSSDOWR
$OOHJDWR³* DOOD'HWHUPLQD]LRQHQƒGHO 3529,1&,$',%5,1',6, &$3,72/$7263(&,$/(' $33$/72 2JJHWWRGHOO DSSDOWR L appalto ha per oggetto i lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento e interventi straordinari Dettagli )2*/,2&21',=,21, $33$/72 3(5 / $)),'$0(172 '(/ 6(59,=,2 ', 6200,1,675$=,21( ', /$9252 $ 7(50,1(
)2*/,2&21',=,21, $33$/72 3(5 / $)),'$0(172 '(/ 6(59,=,2 ', 6200,1,675$=,21( ', /$9252 $ 7(50,1( ART.1 OGGETTO Il presente appalto ha ad oggetto il servizio di somministrazione di lavoratori a termine, Dettagli COMUNE DI FIAMIGNANO P.ZZA G. D Annunzion. 2, Fiamignano (RI)
COMUNE DI FIAMIGNANO P.ZZA G. D Annunzion. 2, Fiamignano (RI) CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO OGGETTO: Procedura aperta per la progettazione, fornitura e installazione di impianti solari termici e fotovoltaici, Dettagli SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI QUARTO
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI QUARTO DOCUMENTRO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (ART. 26, COMMA 3, D.LGS. N. 81/2008) STAZIONE APPALTANTE: Comune di Dettagli CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO Oggetto: Realizzazione e gestione dell impianto fotovoltaico di 6 KWP presso l Asilo Nido della Città Universitaria Piazzale Aldo Moro, 5 - Roma. Il presente Capitolato Speciale Dettagli DOCUMENTI DI CANTIERE
DOCUMENTI DI CANTIERE DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI - GIORNALE DEI LAVORI - LIBRETTI DELLE MISURE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE - LISTE SETTIMANALI - REGISTRO DI CONTABILITA - SOMMARIO DEL Dettagli COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
COMUNE DI CASTELLANA GROTTE Provincia di Bari SETTORE VI LAVORI PUBBLICI DETERMINAZIONE N. 44 del 07/04/2015 Raccolta Ufficiale N. 381 Del 25/05/2015 OGGETTO: Realizzazione di un ascensore all immobile Dettagli PROVINCIA DI BRINDISI SETTORE PROTEZIONE CIVILE CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO. OGGETTO: Fornitura di un software per la gestione della Sala
Allegato A alla Determinazione Dirigenziale n - del PROVINCIA DI BRINDISI SETTORE PROTEZIONE CIVILE CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO OGGETTO: Fornitura di un software per la gestione della Sala Operativa Dettagli AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI ASTI SETTORE APPALTI E CONTRATTI Via Carducci, 86 14100 ASTI www.atc.asti.it
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI ASTI SETTORE APPALTI E CONTRATTI Via Carducci, 86 14100 ASTI www.atc.asti.it BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA REALIZZAZIONE IN MONCALVO (AT) VIA VALLETTA Dettagli ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE ALTA VAL TAGLIAMENTO (Comuni di: Ampezzo, Forni di Sotto, Preone, Sauris, Socchieve)
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE ALTA VAL TAGLIAMENTO (Comuni di: Ampezzo, Forni di Sotto, Preone, Sauris, Socchieve) Tel. 0433 87025 AREA TECNICO MANUTENTIVA Comune capofila: Forni di Sotto via Tredolo, 1 33020 Dettagli COMUNE DI ROMANO D EZZELINO
Prot. 1618 BANDO DI GARA per l appalto dei lavori di: RESTAURO DI VILLA NEGRI PER LA REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE" indetto con determinazione del responsabile del settore LL.PP. N. 13 del 26/01/2009 Dettagli Provincia dell Aquila Settore Urbanistica e Pianificazione Servizio Urbanistico
Provincia dell Aquila Settore Urbanistica e Pianificazione Servizio Urbanistico L Aquila lì n di prot. risposta a nota n del allegati n. P.I.T. PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI- PROGETTO PER L ADATTAMENTO Dettagli AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER L AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DELLA PALESTRA, DEI CORRIDOI NORD, DELL AULA MAGNA E DI ADEGUAMENTO Dettagli AREA VIII DISCIPLINA DEL MERCATO SERVIZIO CONTRATTUALISTICA E CONCORRENZA
AREA VIII DISCIPLINA DEL MERCATO SERVIZIO CONTRATTUALISTICA E CONCORRENZA CONTRATTO TIPO DI APPALTO PRIVATO PER OPERE EDILIZIE RELATIVE AD IMMOBILI CIVILI DI PROPRIETA CONDOMINIALE CONTRATTO DI APPALTO Dettagli Comune di Lecco. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Numero 1024 Data: 24-12-2012
Comune di Lecco Piazza Diaz, 1-23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111 - Fax 286874 - C.F. 00623530136 N. 1024-2012 Reg. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Numero 1024 Data: 24-12-2012 SETTORE : LAVORI PUBBLICI Dettagli CAPITOLATO AMMINISTRATIVO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI SURGELATI
ART.1 OGGETTO DELL APPALTO Oggetto del presente documento sono le clausole amministrative relative al contratto di appalto per la fornitura di prodotti alimentari surgelati per le esigenze delle mense Dettagli DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Provincia di Padova VIABILITA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Proposta n. 2144/2014 Determina n. 1927 del 27/06/2014 Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE LAVORI E FORNITURE DESTINATE AL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA Dettagli CAPITOLATO SPECIALE PER LA SICUREZZA DEL LAVORO NEI CONTRATTI D APPALTO, D OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE
ALLEGATO 6 CAPITOLATO SPECIALE PER LA SICUREZZA DEL LAVORO NEI CONTRATTI D APPALTO, D OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE Articolo 1 Definizioni 1. Ai fini del presente Capitolato, alle seguenti espressioni sono Dettagli SCHEMA LETTERA INVITO PER COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL ART. 125 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
SCHEMA LETTERA INVITO PER COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL ART. 125 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. COMUNE DI MONTECASTRILLI Viale della Resistenza,8 05026 Montecastrilli ( TR ) - Tel. 0744/94791 - Fax. Dettagli COMUNE DI GEMONIO Provincia di Varese. Procedura aperta per i lavori di RISTRUTTURAZIONE SERBATOI CIVICO ACQUEDOTTO E OPERE PERTINENZIALI
COMUNE DI GEMONIO Provincia di Varese Procedura aperta per i lavori di RISTRUTTURAZIONE SERBATOI CIVICO ACQUEDOTTO E OPERE PERTINENZIALI BANDO DI GARA 1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Gemonio Dettagli CONTRATTO PER GLI INTERVENTI MIRATI AL RISPARMIO ENERGETICO PRESSO LA REGGIA DI VENARIA REALE FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI A
ALLEGATO 1 PROVINCIA DI PRATO CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER I SERVIZI DI PULIZIA E GUARDIANIA DEI LOCALI DEL MUSEO DEL TESSUTO DURANTE LA MOSTRA LO STILE DELLO ZAR. Pag. 1/7 PROVINCIA DI PRATO CAPITOLATO Dettagli COMUNE DI VOGHIERA Provincia di Ferrara
COMUNE DI VOGHIERA Provincia di Ferrara PROCEDURA APERTA I STRALCIO FUNZIONALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE LUNGO VIA PROVINCIALE A VOGHIERA (LOTTI 1 E 2) - CUP J41B13000250006 Voghiera Dettagli BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
COMUNE DI NOICÀTTARO (Provincia di Bari) Via Pietro Nenni n. 11 - C.A.P. 70016 - C.F./P.iva 05165930727 Tel. 080/4784209 Fax 080/4782984 - www.comune.noicattaro.bari.it III Settore: Lavori Pubblici e Manutenzione Dettagli Tra l Agenzia Regionale per lo Sviluppo e i Servizi in Agricoltura Gestione Liquidatoria ex Art. 5
SCHEMA CONTATTO D APPALTO - art. 279 D.P.R. 207/2010 CONTRATTO D APPALTO Tra l Agenzia Regionale per lo Sviluppo e i Servizi in Agricoltura Gestione Liquidatoria ex Art. 5 L.R. 11.05.2007 n. 9 - e la Società, Dettagli COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA. Provincia di Lucca Rep. N. 84 CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO
COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA Provincia di Lucca Rep. N. 84 CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO FABBRICATO SEDE PALAZZO COMUNALE-POSTE ITALIANE E AMBULATORIO REPUBBLICA ITALIANA L anno Dettagli LETTERA INVITO PER COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL ART. 125 del D.lgs. 163/2006 e ss.m.ii. PARROCCHIA DI SAN NICOLA TORREMAGGIORE
LETTERA INVITO PER COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL ART. 125 del D.lgs. 163/2006 e ss.m.ii. PARROCCHIA DI SAN NICOLA TORREMAGGIORE Casa Accoglienza Anziani Donatelli-Santoro Casa Accoglienza Anziani Lipartiti-Ricci Dettagli CAPITOLATO D ONERI CUP : E47H08000780002 CIG : 5820909E0D
CAPITOLATO D ONERI affidamento del servizio di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione del LAVORI Dettagli COMUNE DI ISCHIA (Provincia di Napoli)
COMUNE DI ISCHIA (Provincia di Napoli) Via Iasolino n. 1 Tel. 0813333111-245 telefax 0813333201 BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA procedura: articolo 55 del decreto legislativo n. 163 del 2006 Dettagli COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (Prov. NA)
COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (Prov. NA) CONVENZIONE PER L INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO DEI LAVORI DI manutenzione istituti scolastici e immobili comunali, comprensive degli impianti Dettagli R.A.V. RACCORDO AUTOSTRADALE BANDO DI GARA
R.A.V. RACCORDO AUTOSTRADALE VALLE D AOSTA S.p.A. BANDO DI GARA 1. STAZIONE APPALTANTE: DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: RAV RACCORDO AUTOSTRADALE VALLE D AOSTA S.p.A. Dettagli EPAP ENTE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PLURICATEGORIALE. COD. FISC. 97149120582 VIA DEL TRITONE 169 00187 ROMA - Tel. 06/6964530 - fax 06/6964555
EPAP ENTE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PLURICATEGORIALE COD. FISC. 97149120582 VIA DEL TRITONE 169 00187 ROMA - Tel. 06/6964530 - fax 06/6964555 Ufficio Economato e Logistica BANDO DI GARA mediante procedura Dettagli CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO ATTREZZATURE INDICE
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO ATTREZZATURE INDICE Art. 1 Oggetto della fornitura Art. 2 Importo dell appalto Art. 3 Caratteristiche della fornitura Art. 4 Criteri di aggiudicazione Art. 5 Termini e luoghi Dettagli 2017 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back

References: Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 8
 Art. 9
 Art. 10
 Art. 11
 Art. 12
 Art. 13
 Art. 14
 Art. 15
 Art. 16
 Art. 17
 Art. 18
 Art. 19
 Art. 21
 Art. 22
 Art. 23
 Art. 24
 Art. 25
 Art. 26
 Art. 27
 Art. 28
 Art. 29
 Art. 30
 Art. 31
 Art. 32
 Art. 33
 Art. 34
 Art. 35
 Art. 36
 Art. 37
 Art. 38
 Art. 39
 Art. 40
 Art. 41
 Art. 42
 Art. 43
 Art. 44
 Art. 45
 Art. 46
 Art. 47
 Art. 48
 Art. 49
 Art. 50
 Art. 1
 articolo 1374
 Art. 2
 art. 132
 art.179
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 8
 art. 253
 Art. 9
 art.4
 Art. 10
 art. 131
 art. 133
 art.5
 articolo 133
 articolo 1664
 articolo 133
 Art. 14
 Art. 15
 art. 40
 art. 61
 Art. 16
 art. 75
 Art. 17
 art. 113
 art. 113
 Art. 18
 art. 118
 art. 170
 art. 118
 art. 131
 art. 129
 art. 125
 Art. 21
 art. 154
 art. 24
 Art. 22
 art. 118
 Art. 23
 art. 5
 Art. 24
 art. 173
 Art. 25
 art. 141
 art. 141
 art. 221
 art. 229
 Art. 26
 Art. 27
 Art. 28
 Art. 29
 art. 38
 art. 21
 art. 38
 Art. 30
 art. 1
 Art. 31
 Art. 32
 ART. 1
 art. 55
 Art. 1
 ART. 1
 Art. 1
 Articolo 1
 Art. 1
 Art. 1
 ART. 1
 ART. 1
 ART.1

ART.1
 Articolo 1
 ART. 125
 ART. 125
 Art. 5
 art. 279
 Art. 5
 ART. 125
 ART. 125
 articolo 55
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5