Source: http://slideplayer.cz/slide/11295948/
Timestamp: 2017-11-21 15:54:10+00:00

Document:
Pravidla realizace a monitorování projektu Věcná část monitorovací zprávy Výzva 46 MŠMT. - ppt stáhnout
Prezentace na téma: "Pravidla realizace a monitorování projektu Věcná část monitorovací zprávy Výzva 46 MŠMT."— Transkript prezentace:
1 Pravidla realizace a monitorování projektu Věcná část monitorovací zprávy Výzva 46 MŠMT
2 Stručný obsah  Představení ŘO OP VK a odboru CERA  Podmínky Výzvy 46  Metodické dokumenty  Doba realizace projektu  Monitorovací indikátory  Partnerství v projektu  Změny v projektu  Publicita  Veřejné zakázky 2
5 Podmínky Výzvy 46 Cílová skupina -osoby z cílových skupin z regionů ČR vyjma hl.m. Praha Realizace projektu -ve všech regionech ČR vyjma hl.m. Praha Sídlo žadatele - kdekoliv v ČR 5
6 Podmínky Výzvy 46 Realizace projektu -nejdříve od data v projektové žádosti/příloze č. 7a nebo dnem podpisu Prohlášení příjemce dotace -nejpozději do 30. 6. 2015 Finanční prostředky -nedočerpané finanční prostředky vrátit -způsobilé výdaje vznikají dnem podpisu seznamu projektů doporučených k financování, tj. od 16. 4. 2014 6
7 Metodické dokumenty Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK, verze 8 Právní akt – Rozhodnutí o poskytnutí dotace Metodický výklad výzvy 46 Metodické dopisy OP VK uvedené v právním aktu Metodika monitorovacích indikátorů – aktuálně verze 3 platná od 22.08.2011 Příručka: Elektronická Monitorovací zpráva v Benefit 7 + platná legislativa ČR 7
11 Monitorovací indikátory MI Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání - žáků Počet žáků přímo podpořených v rámci realizace projektu -způsob vykazování: písemný záznam o uskutečněné výuce (třídní kniha, seznam přítomných osob s podpisem učitele, prezenční listina) – z každého dne výuky -v případě pochybností kontaktujte svého PM MŠMT Další dělení pro statistické účely: -počet chlapců a dívek, kde součet dává číslo základního indikátoru -další čtyřmístné indikátory – skupiny osob, doložení: čestné prohlášení podepsané odpovědnou osobou 11
12 Monitorovací indikátory MI Počet podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání Počet pracovníků škol a školských zařízení, které byly podpořeny jako osoby vzdělávané -způsob vykazování: písemný záznam o uskutečněné výuce (např. prezenční listina) z každého dne výuky -v případě pochybností kontaktujte svého PM MŠMT Další dělení pro statistické účely: -počet mužů a žen, kde součet dává číslo základního indikátoru -další čtyřmístné indikátory – skupiny osob, doložení: čestné prohlášení podepsané odpovědnou osobou 12
14 Monitorovací indikátory MI Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Produkty: vzdělávací modul, e-learningový kurz, webový portál, studijní materiály atd. Kontrolní otázka: je to výstup projektu, který může být dál cíleně využíván pro účely vzdělávání? Způsob dokladování: poskytnutí obsahu produktu v el. verzi (na CD) a poskytnutí MŠMT neomezené licence na případné využití těchto produktů (licenční smlouva do konce projektu). Podindikátory - nové/inovované produkty s komponentou ICT nebo s komponentou ŽP: součet se nemusí rovnat základnímu indikátoru – počet nově vytvořených/inovovaných produktů), 14
16 Monitorovací indikátory Metodika monitorovacích indikátorů http://www.op-vk.cz/cs/prijemce/dokumenty-pro- prijemce/metodika-monitorovacich-indikatoru.html kap. 3 Výklad pojmů kap. 4.1 MI pro oblast podpory 1.1 Vykazované hodnoty se musí opírat o průkaznou evidenci vedenou příjemcem nebo partnerem (prezenční listiny,, záznamy apod.) – u těchto materiálů dodržovat povinnou publicitu). 16
20 Vypořádání po skončení projektu Zařízení zakoupené z projektu musí být vždy řádně inventarizováno a označeno (příjemce, partneři). Rozdělení zařízení a spotřebního materiálu dle smlouvy o partnerství Zařízení a spotřební materiál nesmějí být po realizaci projektu převedeny partnerovi sídlícímu mimo cílový region v případě, že v rámci udržitelnosti nepodporuje cílovou skupinu daného (cílového) regionu Kopie převodních listin, darovacích smluv předkládá příjemce se závěrečnou MZ Příručka pro příjemce, kap. 4.4. Upozornění: partnerovi bez finančního příspěvku je možné zařízení/vybavení zapůjčit po dobu realizace projektu (výpůjční smlouva). Podrobněji kap. 5.3.2.3,. 20
23 Změny v projektu Nesmí narušit charakter a hlavní záměr projektu Pro projekt musí být nezbytné a efektivní Tyto změny nesmí navýšit celkový rozpočet Nesmí navýšit kapitoly nebo položky krácené Grémiem zpravodajů Nesmí dojít k překročení procentních limitů pro jednotlivé kapitoly (Zařízení a vybavení – 25 %; Nákup služeb - 49%; Přímá podpora - 20 % z celkových způsobilých výdajů) Nesmí způsobit začátek nové nebo zrušení stávající klíčové aktivity Musí být zdůvodněny a doloženy případně novým přepracovaným rozpočtem 23
24 Nepodstatné změny Změna kontaktních údajů příjemce Změna sídla příjemce Změna kontaktní osoby projektu a manažera projektu Změna auditora Změna harmonogramu realizace (posun klíčových aktivit) Změna partnerské smlouvy charakteru nepodstatné změny Změna názvu subjektu příjemce Změna ve statusu plátce DPH Změna statutárního zástupce Dřívější ukončení projektu při ukončení všech plánovaných aktivit projektu Další změny, které neovlivní dosažení cílů projektu a monitorovacích indikátorů 24
25 Změny v rozpočtu - nepodstatné Přesun prostředků mezi položkami uvnitř jednotlivých kapitol Přesun finančních prostředků mezi jednotlivými kapitolami menší než 15% objemu způsobilých výdajů kapitoly platného rozpočtu ze kterého jsou finanční prostředky převáděny Vytvoření nové položky nebo zrušení položky v rozpočtu 25
26 Podstatné změny Změna právní formy příjemce Změna příjemce projektu – např. při transformaci škol Změna názvu projektu (ve výjimečných případech) Změna týkající se monitorovacích indikátorů (překročení MI či vykazování dalších MI není změnou podstatnou) Zapojení nového partnera (ve výjimečných případech) Změna začátku realizace projektu Změna data ukončení projektu Změna projektového účtu (hlásí se předem) Změna smlouvy příjemce s partnerem, mající charakter podstatné změny Odstoupení partnera Podstatná změna rozpočtu (kapitola 5.5.2) V případě pochybností se má za to, že jde o změnu podstatnou – kontaktujte PM a konzultujte. 26
27 Podstatné změny v rozpočtu Podstatné změny Přesun prostředků mezi kapitolami přesahující 15 % objemu způsobilých výdajů kapitoly, ze které jsou prostředky převáděny Navýšení prostředků kapitoly Osobní náklady o více než 15 % Navýšení položek Křížového financování Služební cesty zahraniční U organizací se stanovenými ukazateli/limity mzdové regulace jakékoliv změny rozpočtu v kapitole 1 Osobní náklady, které způsobí přesun mezi limitními hodnotami 27
28 Podstatné změny Nesmí být provedena před jejím schválením poskytovatelem podpory, žádost o podstatnou změnu lze podat kdykoliv. Žádost o podstatnou změnu lze podat nejpozději 60 kalendářních dní před ukončením realizace: http://www.op-vk.cz/cs/prijemce/monitorovaci-zprava-a-jeji- prilohy/elektronicka-monitorovaci-zprava-a-jeji- prilohy/elektronicka-monitorovavaci-zprava-postup-pro- vyplneni.html Obsahuje: popis změny, zdůvodnění, souhlas partnerů, dále přílohy - např. návrh přepracovaného rozpočtu apod. Souhlas partnerů není třeba, pokud se podstatná změna partnera nedotýká. 28
29 Publicita Nařízení Evropské komise (ES) č. 1828/2006 čl. 8: „…příjemce finanční podpory je povinen jasně informovat subjekty účastnící se projektu i širokou veřejnost, že projekt získal finanční prostředky v rámci operačního programu spolufinancovaného Evropským sociálním fondem (ESF)“. Informování a propagace projektu směrem k široké a odborné veřejnosti Publicita spadá do nepřímých nákladů s výjimkou případu, kdy je publicita hlavní činností projektu a tedy klíčových aktivit – pak přímé náklady 29
30 Minimum povinné publicity Základní loga: Evropského sociálního fondu Evropské unie Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Loga mají přesně vymezená pravidla použití a řazení - viz Manuál vizuální identity http://www.op-vk.cz/cs/prijemce/pravidla-pro-publicitu-1/ 30
31 Zásady používání publicity státní vlajku ČR používá na svých dokumentech pouze řídící orgán (MŠMT). Hmotné zařízení a vybavení (vč. publikací, učebnic,…) pořízené z prostředků ESF - samolepky určené k označování tohoto zařízení obsahují vždy základní logolink OP VK (včetně textů u log a sloganu), na rozměrově menších samolepkách lze vynechat logo MŠMT, avšak u ostatních log je nutno zachovat text. Malé propagační předměty (post-it, vizitka, flash disk, tužky,…): zkrácený logolink, možno i bez sloganu Viditelně umístěné a kvalitně provedené Na čb originálech nutno použít předepsané inverzní varianty log. 31
32 Povinnosti vůči cílovým skupinám Příručka pro příjemce, kap. 10 Ochrana osobních údajů – v souladu se zákonem č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů -Zajištění souhlasu evidovaných osob -Zvážit, zda je nutný souhlas zákonných zástupců -Oznamovací povinnost ohledně zpracování osobních údajů (na ÚOOS) – výjimka pro projekty dle zák. č. 218/2000 Sb. (podrobněji viz PpP) Evidence osob pro projekt: jednoznačná identifikace osoby (i z hlediska regionálního dopadu či profesního zaměření) 32
33 Veřejné zakázky Pořizování služeb, vybavení a stavebních prací z veřejných finančních prostředků je upraveno zákonem 137/2006 (novelizován k 1.4.2012) a pro účely OP VK rozpracováno v Příručce pro příjemce. Pokud příjemce není vymezen kategorií veřejného zadavatele, tak se v případě podpory z OP VK stává DOTOVANÝM zadavatelem. Zakázka do 2.000.000,- (resp. 6.000.000) Kč bez DPH: pravidla OP VK Zakázka nad 2.000.000,- (resp. 6.000.000) Kč bez DPH: zákon 137/2006 33
34 Veřejné zakázky Jakékoli výdaje na pořízení určitého zboží, služeb či stavebních úprav musí být bezpodmínečně spjaté s realizací projektu a pro projekt musí být prokazatelně nezbytné. (Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, musí příjemci disponovat s veřejnými prostředky hospodárně, efektivně a účelně). V opačném případě by se jednalo o nezpůsobilý výdaj. Zadavatelem zakázky může být příjemce dotace nebo jeho partner s finančním příspěvkem, pokud je touto činností pověřen ve Smlouvě o partnerství. Příjemce dotace je však odpovědný za to, že v rámci realizace projektu nedojde k porušení pravidel Další možností je zmocnit partnera k zastoupení v souladu s § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadavatelem v tomto případě zůstává příjemce 34
35 Stanovení předmětu zakázky Přehled plánovaných výběrových řízení uvedený v projektové žádosti je pouze orientační. Příjemce při vyhlašování veřejných zakázek vychází z aktuálních podmínek a potřeb organizace (sčítání předmětů plnění za celou organizaci, tj. za IČ) Zadavatel stanoví předmět jedné zakázky tak, aby: a)Všechna obdobná a spolu související plnění, která zadavatel zamýšlí zadat v průběhu jednoho účetního období, nebo b) Všechna plnění, která spolu místně, věcně a časově souvisí, nebo jejichž předměty plnění tvoří jeden funkční celek 35
36 Stanovení předmětu zakázky POZOR: Při určení předmětu zakázky NENÍ PŘÍPUSTNÉ uvádět v oznámení o zahájení výběrového řízení (ve Výzvě k podání nabídky nebo v zadávací dokumentaci) požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých uchazečů nebo určitých výrobků. Nesmí docházet k dělení předmětu zakázky na menší zakázky s cílem snížit hodnotu zakázky pod stanovené limity pro jednotlivé postupy Zadavatel není povinen sčítat předpokládané hodnoty zakázek, které vzniknou z aktuálních potřeb zadavatele a které nelze objektivně dopředu předvídat Povinnost sčítání neplatí ani pro opakované zakázky, které zadavatel pořizuje nepravidelně a její jednotková cena je v průběhu účetního období proměnlivá (např. potraviny, pohonných hmot či letenek pro cílovou skupinu) 36
37 Archivace K archivaci je příjemce zavázán v právním aktu min. do konce roku 2025, pokud náš právní řád nestanoví déle (např. mzdové listy až po dobu 30 let). Příjemce je povinen zavázat k archivaci také partnery projektu (případně převzít materiály, týkající se realizace projektu, do své úschovy). Náklady na archivaci po ukončení realizace projektu nejsou způsobilé výdaje projektu. Archivace se řídí zákonem č. 563/199 Sb., č. 235/2004 Sb., č.589/1992 Sb., č. 592/1992 Sb., č. 499/2004 Sb. a vyhláškami č. 645/2004 Sb., č. 646/2004 Sb. A 191/2009 Sb. Výčet dokumentů a výstupů projektu, které podléhají archivaci – viz. kap. 12.2. Příručky pro příjemce 37
38 Archivace Základní pravidla archivace: Vždy porovnat zálohovaná data s originálem - verifikace. Zajistit trvalost uložených dat v průběhu stanovené archivační doby. Každé médium po archivaci označit datem, názvem a popisem jeho obsahu. Dokumentaci vést přehledně (uvádět číslo projektu, číslo monitorovací zprávy, datum) se snadnou dosažitelností. Při zániku příjemce přebírá spisovnu jeho právní nástupce nebo musí být umožněn výběr důležitých dokumentů poskytovateli podpory (zaniká-li bez nástupce). 38
39 Kontroly Administrativní kontroly projektu – pravidelná kontrola MZ. Kontroly na místě (kontrola fyzické realizace projektu) veřejnoprávní kontrola podle zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a zákona 552/1991 Sb. o státní kontrole Metodická dohlídka – nemá váhu veřejnoprávní kontroly. Výstupem je zpráva z průběhu dohlídky popisující stav věci. Umožňuje průběžné ověřování stavu dosahovaných cílů. Další kontroly: audit EK, NKÚ, finanční úřad, audit MŠMT, … 39
40 Nesrovnalosti Nesrovnalostí se rozumí porušení právních předpisů Evropských Společenství vyplývající z jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu Evropských společenství… Z hlediska příjemce – nedodržení podmínek za kterých mu byly prostředky ESF poskytnuty Typy nesrovnalostí: Porušení rozpočtové kázně ve smyslu §44 zákona č. 218/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech Trestný čin (nejčastěji se jedná o podvod) Porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 40
41 Námitky a jejich řešení Námitky proti postupu poskytovatele podpory – možno podat do 15 pracovních dní od okamžiku, kdy se příjemce o tomto postupu prokazatelně dozvěděl písemným vyrozuměním. Námitky v I. instanci: odbor 46 MŠMT Námitky v II. Instanci: odbor 41 MŠMT Podrobněji viz: Příručka pro příjemce, kap. 2.4 41
42 Sankce vyplývající z Rozhodnutí Stanoveno v Rozhodnutí, kap. IV Sankce a odvody 1.Pozastavení proplácení prostředků dotace 2.Odvod za porušení rozpočtové kázně -Porušení povinností uvedených v Rozhodnutí (předložení MZ, naplnění MI, udržitelnost, způsobilost výdajů, naplnění cílů projektu) -Porušení rozpočtové kázně při zadávání VZ 3. Porušení povinností, jež nejsou porušením rozpočtové kázně 42
43 Ukončení projektu v jiném režimu Předčasné ukončení projektu příjemcem - v PpP uvedeno jako změna nepodstatná Neoprávněné předčasné ukončení projektu -posuzuje se jako nesrovnalost a podezření na porušení rozpočtové kázně Pozastavení podpory z OP VK - preventivní, dočasné Řízení o odnětí podpory 43
44 Pravidla monitorování Monitorování projektu sledování realizace a využití finančních prostředků projektu Monitorovací zprávy (MZ): Průběžná monitorovací zpráva (interval 3 měsíců, s výjimkou první MZ) Mimořádná průběžná monitorovací zpráva (kratší interval) Závěrečná monitorovací zpráva (ZMZ) 44
45 Průběžná MZ Interval monitorovacího období: 3 měsíce Předkládá se nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení monitorovacího období (rozhoduje datum doručení). Povinnou přílohou monitorovací zprávy je Žádost o platbu. Monitorovací období a) od začátku realizace projektu b) v souladu s kalendářními měsíci (od prvního dne měsíce v němž začal projekt) Dodržovat celé období realizace. 45
46 Mimořádná průběžná MZ Příjemce je oprávněn předložit mimořádnou monitorovací zprávu spolu s žádostí o proplacení uznatelných nákladů v kratším období (případně dle podmínek v Rozhodnutí) Je nutné v dostatečně dlouhém předstihu kontaktovat projektového manažera MŠMT, aby v elektronickém systému byla předchozí MZ schválena a byl upraven harmonogram monitorovacích zpráv Následná monitorovací období je opět tříměsíční a počítá se od předchozího ukončeného monitorovacího období 46
47 Závěrečná MZ Závěrečná MZ se skládá z: 1.MZ za poslední monitorovací období + poslední žádosti o platbu 2.Souhrnné informace o projektu (formulář na webu MŠMT v části MZ) 3. Auditorská zpráva (viz kap. 9.5) Nejpozději do 2 měsíců po ukončení projektu Pokud vyjde poslední monitorovací období na méně než 1 měsíc, potom je možné požádat poskytovatele o vypracování Závěrečné MZ za 3+ … měsíců Závěrečná MZ ani žádost o platbu nejsou finančním vypořádáním projektu podle vyhlášky č. 52/2008 Sb. 47
48 MZ o udržitelnosti Udržitelnost aneb aktivity po ukončení financování z ESF: -Rozhodnutí, část II, bod 2 (po dobu 2 let) -Projektová žádost -Souhrnná informace o realizaci projektu MZoU se předkládá: -vždy za období 12 měsíců, a to do 2 měsíců následujících po ukončení tohoto období -Elektronicky obdobně jako MZ: http://www.op- vk.cz/cs/prijemce/monitorovaci-zprava-a-jeji- prilohy/monitorovaci-zprava-o-udrzitelnosti-projektu.htmlhttp://www.op- vk.cz/cs/prijemce/monitorovaci-zprava-a-jeji- prilohy/monitorovaci-zprava-o-udrzitelnosti-projektu.html -MZoU v listinné podobě, na CD, podklady k prokázání aktivit v době udržitelnosti 48
49 Elektronická MZ El. MZ se vyplňuje v systému Benefit7+: Příručka pro vyplnění el. MZ Struktura el. MZ (co dodat v listinné podobě, co na CD, co originál podpis) Struktura CD (prosíme o dodržování z důvodu archivace) http://www.op-vk.cz/cs/prijemce/monitorovaci-zprava-a-jeji- prilohy/elektronicka-monitorovaci-zprava-a-jeji-prilohy/ 49
50 Předkládání MZ Označení obálky: adresou poskytovatele, jménem příslušného PM, číslem jednacím, registračním číslem projektu, číslem MZ a dále poznámkou „Neotvírat – Monitorovací zpráva“ Poštou či osobně na podatelnu: MŠMT, Odb.CERA(46), jméno PM, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 Poskytovatel je oprávněn při kontrole MZ požadovat po příjemci doplnění. Příjemce je povinen tyto údaje poskytnout do 5 pracovních dnů (nestanoví-li poskytovatel lhůtu kratší). 50
51 Monitorovací zpráva v Benefit7
52 Harmonogram monitorovacích zpráv
53 Údaje o projektu a monitorovací zprávě
55 Monitorovací indikátory
56 Výběrová řízení
57 Dodavatelé
58 Výběrová řízení - detaily
59 Publicita
60 Klíčové aktivity
61 Harmonogram aktivit
62 Kontroly na místě
63 Podstatné/Nepodstatné změny
64 Přílohy monitorovací zprávy
65 Nejčastější chyby v MZ http://www.op-vk.cz/cs/prijemce/aktuality/upozorneni-ridiciho- organu-op-vk-na-nejcastejsi-chyby-v-monitorovacich- zpravach.html
66 Děkuji za pozornost Kontakt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Odbor 46 – CERA Mgr. Lucie Karešová, lucie.karesova@msmt.czlucie.karesova@msmt.cz 66
Stáhnout ppt "Pravidla realizace a monitorování projektu Věcná část monitorovací zprávy Výzva 46 MŠMT."

References: čl. 8
 zákona č. 320
 § 151
 zákona č. 137
 §44
 zákona č. 218
 zákona č. 137