Source: http://docplayer.es/630283-Informe-final-auditoria-modalidad-especial-instituto-desarrollo-urbano-idu.html
Timestamp: 2016-10-28 04:50:46+00:00

Document:
⭐INFORME FINAL AUDITORÍA MODALIDAD ESPECIAL INSTITUTO DESARROLLO URBANO - IDU -
INFORME FINAL AUDITORÍA MODALIDAD ESPECIAL INSTITUTO DESARROLLO URBANO - IDU -
Download "INFORME FINAL AUDITORÍA MODALIDAD ESPECIAL INSTITUTO DESARROLLO URBANO - IDU -"
Gonzalo Montero Blázquez
1 INFORME FINAL AUDITORÍA MODALIDAD ESPECIAL INSTITUTO DESARROLLO URBANO - IDU - EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROPUESTAS EN EL PROYECTO DE INVERSION FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TIC PERIODO DE EVALUACIÓN 1 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE GRUPO ESPECIAL DE APOYO Y FISCALIZACION A LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES. BOGOTÁ, D.C., Junio de2 AUDITORÍA MODALIDAD ESPECIAL AL PROYECTO DE INVERSION FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TIC INSTITUTO DISTRITAL URBANO IDU - Contralor de Bogotá Diego Ardila Medina Contralora Auxiliar Ligia Inés Botero Mejía Coordinadora Grupo Especial TIC Yolima Corredor Romero Equipo de Auditoría Yolima Corredor Romero. 23 CONTENIDO Página 1. CARTA DE CONCLUSIONES RESULTADOS DE LA AUDITORIA PROYECTO DE INVERSIÓN 954 FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TIC HALLAZGO ADMINISTRATIVO RESULTADO DEL ANALISIS DEL PROYECTO DE INVERSION 954 FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TIC POR LA FALTA DE FECTIVIDAD EN LA PLANEACION DEL PROYECTO CON LA ESTRATEGIA MISIONAL DE LA ENTIDAD EVALUACION DE LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y DETERMINACION DEL GRADO DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CON LA AUDITORIA A LOS CONTRATOS EJECUTADOS BAJO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN Y QUE PRODUCTOS HAN OBTENIDO EVALUACION DE LA CONTRATACION EJECUTADOS BAJO EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 954 FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TIC Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria por fallas en la elaboración de los estudios previos a la suscripción del Contrato Interadministrativo No. IDU-886- al no realizar estudio de mercado para determinar presupuesto del contrato Hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria, por fallas en la elaboración de los estudios previos a la suscripción del Contrato Interadministrativo No. IDU-968- y en la supervisión de la ejecución del mismo ANEXOS. 35 34 1. CARTA DE CONCLUSIONES. Doctor WILLIAM FERNANDO CAMARGO TRIANA Director Instituto Desarrollo Urbano Calle 22 No Bogotá D.C La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política y el Decreto 1421 de 1993, practicó Auditoría modalidad especial al Instituto de Desarrollo Urbano IDU- a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en los componente de Contratación con relación al Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA, dentro del eje No 3 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público fue inscrito el programa TIC para Gobierno Digital, Ciudad Inteligente y sociedad del conocimiento y del Emprendimiento y su Proyecto 954 Fortalecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC. Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría de Bogotá. La responsabilidad de la Contraloría de Bogotá consiste en producir un Informe de Auditoría Especial que contenga el concepto sobre el examen practicado. La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto. La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan la gestión de ejecución del Proyecto de Inversión Fortalecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC con fundamento en las disposiciones legales aplicables; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría de Bogotá D.C. Concepto sobre el análisis efectuado 45 En el Plan de Desarrollo Bogotá Humana se programó para el cuatrienio, una inversión de $ para el desarrollo del proyecto 954 Fortalecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC. En la evaluación del Proyecto de Inversión se evidencia, según el Segplan 1 que para el año 2012 el cumplimiento fue del 100% en todas sus metas, mientras para el, el cumplimiento fue así: % EJECUCION DESCRIPCION DE LA META (*) Adquirir e implementar 100 por ciento de los recursos tecnológicos requeridos en el Instituto 100% (*) Soportar, actualizar y mantener 100 por ciento de los sistemas de información del Instituto 78% (*) Implementar el 100 por ciento Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETIC - de conformidad con los requerimientos y necesidades del Instituto. 84% (*) Estructurar e implementar 1 mapa de procesos de TI bajo los lineamientos de COBIT 1% (*) Implementar 1 mesa de servicios para soportar la operación de TI en el Instituto con base en las recomendaciones del marco de referencia ITIL v3. 1% (*) Desarrollar el 50 por ciento de las aplicaciones requeridas en el Instituto bajo el licenciamiento de software libre. 50% (*) Realizar procesos de formación sobre el 100 por ciento de las nuevas tecnologías adquiridas por el IDU. 90% En la respuesta al informe preliminar el IDU informa que las metas: Estructurar e implementar 1 mapa de procesos de TI bajo los lineamientos Cobit e Implementar 1 mesa de servicios para soportar la operación de TI en el Instituto con base en las recomendaciones del marco de referencia ITIL v3, fueron cumplidas al 100% y no al 1% como registra el cuadro anterior, a lo cual, debemos aclarar que la fuente de esta información es Segplan y como tal la registramos. Por lo tanto, deben verificar lo reportado a esta aplicación para analizar y evaluar el porcentaje de cumplimiento de esta meta y actualizarlo de ser necesario. Continuando con el Proyecto de Inversión 954, insistimos en que se encuentra más orientado a garantizar el funcionamiento de la plataforma tecnológica que a realizar inversión económica, social y tecnológica a la misión del IDU, ya que 1 Aplicativo que registra los avances de los Proyectos de Inversión Secretaria de Planeación Distrital. 56 hasta ahora están avanzando en el desarrollo de las herramientas que permitan identificar los procesos misionales con mayor necesidad en inversión tecnológica, tal y como lo explica la respuesta del informe preliminar. Sin embargo, debemos dejar presente que a la fecha de la auditoria especial no se evidencia en el PESI, estrategias contundentes que tecnológicamente apoyen los procesos misionales y de impacto social como son Metro, Cables Aéreos y DOTS (Desarrollo Orientado a Transporte Sostenible), por las razones ya expuestas. Igualmente en la evaluación al Proyecto de Inversión, se analiza que el área técnica de la entidad aporta soluciones puntuales, aisladas y no tiene dentro de su estrategia planeado una integración de todos los procesos para automatizarlos y crear desde la tecnología consciencia de eficiencia administrativa que le aporte a la misión de la entidad información de calidad y a la postre para la ciudadanía. Síntesis de los hallazgos relevantes que soportan la Evaluación y el concepto de gestión y resultados: En el análisis del proyecto de inversión 954, se evidencia debilidad en la planeación ya que no está alineado con la misión de la entidad, no le aporta técnicamente el soporte que requiere la parte misional de la entidad, los objetivos del proyecto de inversión están muy orientados a mantener lo que ya existe, sin proyectar innovación y posibilidades de hacer eficientes los procesos administrativos y misionales de la entidad. Ya en la evaluación de la contratación existe una gran deficiencia en la elaboración de estudios previos, ya que en los casos en que se realiza contratación directa, no establecen precios de mercado, es decir, no realizan las cotizaciones respectivas, ni consultan ningún centro de información que les permita dar un referente en cuanto al presupuesto asignado a los contratos. No se precisa preocupación por la adecuada inversión del proyecto. Ya en la supervisión de los contratos, tampoco se observa que sea realizada con el rigor que amerita. Por lo anterior, el presente informe detalla más adelante los hallazgos administrativos, disciplinarios y fiscales que se encuentran, por no atender lo que 67 establecen los procedimientos propios del IDU, así como también se deja de lado lo que establece la ley. Analizada la respuesta del informe preliminar, se evidencia que el IDU está realizando esfuerzos por mitigar las observaciones presentadas en el informe preliminar, no obstante, a la fecha de la auditoria aún no se han visto reflejados en productos tecnológicos y de esta forma se dejan en firme hallazgos administrativos que permitirán hacer seguimiento a esta labor. Consolidación de hallazgos En desarrollo de la presente auditoría, tal como se detalla en el Anexo 3., se establecieron tres (3) hallazgos administrativos, de los cuales uno (1) tiene impacto disciplinario., uno (1) tienen impacto fiscal. Plan de Mejoramiento La Entidad debe ajustar el plan de mejoramiento que se encuentra ejecutando, con acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor y que se describen en el informe. El Plan de Mejoramiento ajustado debe ser entregado dentro de los términos establecidos por la Contraloría de Bogotá D.C. Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su implementación y los responsables de su desarrollo. Bogotá D.C., Junio 27 de 2014 YOLIMA CORREDOR ROMERO Coordinadora Grupo Especial de Apoyo y Fiscalización A las TIC s 78 2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 2.1. PROYECTO DE INVERSIÓN 954 FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TIC Antes de iniciar la evaluación del Proyecto de Inversión 954 Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC, se analizó de manera general la entidad, de donde se pudo establecer que actualmente el Instituto de Desarrollo Urbano, es un establecimiento público descentralizado, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y domicilio en Bogotá D.C. Fue creado mediante el Acuerdo 19 de 1972 del Concejo de Bogotá D.C. y destinado a ejecutar obras viales y de espacio público para el Desarrollo Urbano de la capital, contando con los siguientes objetivos estratégicos: 1. Ejecutar los proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana para mejorar y conservar los sistemas de movilidad y espacio público de la ciudad respetando todas las formas de vida, el agua, el medio ambiente y la dignidad del ser humano como elementos centrales del desarrollo. 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU. 3. Fortalecer la gestión del conocimiento para la implementación de proyectos sostenibles. 4. Recuperar el reconocimiento de la gestión institucional para generar mayor confianza en los ciudadanos y en los servidores públicos. 5. Consolidar una organización efectiva, eficiente, eficaz y transparente para el logro de los propósitos institucionales HALLAZGO ADMINISTRATIVO RESULTADO DEL ANALISIS DEL PROYECTO DE INVERSION 954 FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TIC POR LA FALTA DE FECTIVIDAD EN LA PLANEACION DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON LA ESTRATEGIA MISIONAL DE LA ENTIDAD. Dentro de los proyectos de inversión que maneja esta entidad se encuentra el 954 denominado Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y la 89 Comunicación TIC, el cual se encuentra ubicado en el programa del Plan de Desarrollo TIC para gobierno digital, ciudad inteligente y sociedad del conocimiento y del emprendimiento, definiendo las siguientes líneas de acción, según la ficha EBI aportada por el IDU: 1. Planeación Estratégica de TIC: A través de esta línea de acción se busca fundamentalmente que los proyectos relacionados con la Tecnología de la Información y las Comunicaciones, como son: la adquisición, contratación, desarrollo, implementación o utilización de nuevos sistemas o cambios tecnológicos, estén definidas y sean producto de un proceso detallado previo, que tienda al fortalecimiento de los esquemas de coordinación tecnológica del Instituto, y obedezcan a procesos continuos, dinámicos y flexibles, con enfoque en el servicio a la comunidad y a la ciudadanía, y optimicen la toma de decisiones en línea con el plan de Desarrollo del Distrito, con el plan estratégico institucional, con el plan de acción definido por la Comisión Distrital de Sistemas y con las Estrategias del Gobierno Nacional y de Gobierno Electrónico Distrital. 2. Adopción de estándares de TI: Esta línea acción buscar establecer un conjunto de mejores prácticas de TI que permitan dirigir, gestionar y controlar las actividades desarrolladas por la Subdirección de Recursos Tecnológicos, con el fin de entregar información con eficiencia, eficacia, integridad, disponibilidad, confidencialidad y confiabilidad a las diferentes áreas del instituto, teniendo como base estándares tales como COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) para Gobierno de Tecnologías de la Información, ITIL (Information Technology Infrastructure Library),para la administración de los servicios de TI e ISO para gestionar las seguridad de la información que se procesa en el Instituto. 3. Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica: Frente a la infraestructura tecnológica se implementarán todas las acciones necesarias para garantizar el correcto y oportuno funcionamiento de los servicios y procesos del instituto soportados en tecnología, dentro de las que se contempla la adquisición e implementación de nuevos sistemas de información incluyendo servidores, equipos de cómputo, redes de comunicaciones, readecuación y mantenimiento de los centros de cómputo entre otros. 910 4. Mantenimiento y soporte de los sistema de información: Por medio de esta línea de acción se busca actualizar los sistemas de información de acuerdo con las necesidades de los usuarios finales al igual que brindar un adecuado soporte técnico teniendo con base los lineamientos definidos en los procesos y procedimientos para tal fin. Lo anterior orientado a la actualizar a arquitectura WEB de los aplicativos Valoricemos, Sistema de Información de Acompañamiento a la Contratación SIAC, entre otros y la unificación y oficialización de la información cartográfica en el sistema SIGIDU. 5. Promoción del Uso del Software Libre: Ante la rápida evolución y la dinámica actual de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) se ha venido identificando la necesidad de contar con soluciones tecnológicas cada vez más costo-eficientes que permitan obtener beneficios y resultados tangibles en la prestación de servicios a los ciudadanos y en la gestión pública. 6. Desarrollo de Competencias y Fortalecimiento de la Cultura Digital: A través de esta línea de acción se gestionarán inversiones orientadas a la generación de una cultura digital, enmarcada en el uso dela tecnología, de manera que impacte positivamente al cliente interno y cliente y externos con información de calidad y oportuna (en línea). Se desarrollarán procesos de fortalecimiento de habilidades, destrezas y competencias en los servidores y servidoras públicos, así como procesos de entrenamiento, reentrenamiento e inducción y reinducción para la utilización de tecnología existente en el instituto y próxima a ser implementada. De esta forma queda formalizado dentro de la ficha EBI que los objetivos son: Objetivo general: Fortalecer la infraestructura tecnológica y de comunicaciones mediante el planteamiento de estrategias y desarrollo de proyectos de TI, orientados a promover la aplicación y uso de los medios digitales para apoyar con eficiencia y eficacia los procesos estratégicos y misionales del Instituto. Objetivos específicos: 1011 1. Planear estratégicamente el desarrollo de las TIC para el Instituto. 2. Adoptar metodologías, estándares y marcos de referencia que integren los procesos, recursos e información en línea con las los objetivos misionales y estratégicos de la organización. 3. Robustecer la infraestructura tecnológica. 4. Promocionar el uso del Software Libre. 5. Mantener y soportar los sistemas de información de la entidad. 6. Desarrollar Competencias y Fortalecer la Cultura Digital A diciembre 31 de, el proyecto de inversión tuvo 15 versiones. Y tiene establecidas las siguientes metas: Cuadro No. 1 Metas Proyecto de Inversión 954. LÍNEA DE ACCIÓN COMPONENTE META INDICADOR Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías 1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE 1.1. Plan estratégico de Tecnologías de de la Información y las Comunicaciones PETIC % de avance en la implementación del TIC Información y Comunicaciones - de conformidad con los requerimientos y Plan. necesidades del Instituto. 2. ADOPCIÓN DE ESTÁNDARES DE TI 2.1. Procesos de Tecnología de Información y Comunicaciones 2.2. Mesa de Servicios de Atención de Incidentes de TI 3.1. Infraestructura Tecnológica 3. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 4. MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE 4.1. Sistemas de Información LOS SISTEMA DE INFORMACIÓN 5. PROMOCIÓN DEL USO DEL 5.1. Software Libre SOFTWARE LIBRE 6. DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y FORTALECIMIENTO DE LA 6.1. Cultura Digital CULTURA DIGITAL Fuente: Requerimiento No. 1 IDU Auditoria Especial. Estructurar e implementar un mapa de No. De Mapas de procesos procesos de TI bajo los lineamientos de COBIT estructurado Implementar una mesa de servicios para soportar la operación de TI en el Instituto con Mesa de servicios implementada y en base en las recomendaciones del marco de funcionamiento referencia ITIL v3. Adquirir e implementar el 100% de los recursos % de avance en la adquisición e tecnológicos requeridos en el Instituto Implementación de los recursos. Soportar, actualizar y mantener el 100% de los sistemas de información del Instituto (Sistemas de información soportados, actualizados y con mantenimiento/ Sistema de información existentes) X 100 Desarrollar el 50% de las aplicaciones (No. De aplicaciones bajo requeridas en el Instituto bajo el licenciamiento licenciamiento de software libre/ No. de software libre. De aplicaciones requeridas) X 100 (No. De procesos de formación Realizar procesos de formación sobre el 100% realizados/ No. De nuevas tecnologías de las nuevas tecnologías adquiridas por el IDU. adquiridas) X12 Conforme con la respuesta aportada por el IDU en el requerimiento No. 1 de Abril 23 de 2014, en desarrollo de la Auditoria Especial, dice que para el año 2012, no se asignó presupuesto, por lo tanto lo ejecutado y evaluado es lo correspondiente al año únicamente, tal y como se evidencia en el reporte de Segplan: Cuadro No. 2 Reporte Segplan Ejecución Proyecto de Inversión 954 Año py_estado_prog_met a_desc py_mag_pr og_ano1 py_mag_eje c_ano1 py_mag_po rc_ano1 py_descripcion_meta (*) Adquirir e implementar 100 por ciento de los recursos tecnológicos requeridos en el Instituto EN EJECUCION 0,00 0,00 0,00 (*) Soportar, actualizar y mantener 100 por ciento de los sistemas de información del Instituto EN EJECUCION 0,00 0,00 0,00 (*) Implementar el 100 por ciento Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETIC - de conformidad con los requerimientos y necesidades del Instituto. EN EJECUCION 0,00 0,00 0,00 (*) Estructurar e implementar 1 mapa de procesos de TI bajo los lineamientos de COBIT EN EJECUCION 0,00 0,00 0,00 (*) Implementar 1 mesa de servicios para soportar la operación de TI en el Instituto con base en las recomendaciones del marco de referencia ITIL v3. FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO0,00 0,00 0,00 (*) Desarrollar el 50 por ciento de las aplicaciones requeridas en el Instituto bajo el licenciamiento de software libre. SUSPENDIDA 0,00 0,00 0,00 (*) Realizar procesos de formación sobre el 100 por ciento de las nuevas tecnologías adquiridas por el IDU. FINALIZADA - NO CONTINUA 0,00 0,00 0,00 Fuente: Segplan. En donde las variables de que indican año1 corresponden al año 2012 por ser el primer año de la presente administración. Luego de analizar las respuestas al informe preliminar, se puede concluir que las metas propuestas en el proyecto de inversión están en proceso de alineación con la misión del Instituto, ya que se encuentran orientadas a mantener la infraestructura actual de tecnología en la entidad y a diagnosticar necesidades misionales tal y como se observa en la definición de las metas: 1. Adquirir e implementar 100 por ciento de los recursos tecnológicos requeridos en el Instituto. 2. Soportar, actualizar y mantener 100 por ciento de los sistemas de información del Instituto 3. Implementar el 100 por ciento Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC - de conformidad con los requerimientos y necesidades del Instituto. 1213 4. Estructurar e implementar 1 mapa de procesos de TI bajo los lineamientos de COBIT 5. Implementar 1 mesa de servicios para soportar la operación de TI en el Instituto con base en las recomendaciones del marco de referencia ITIL v3. 6. Desarrollar el 50 por ciento de las aplicaciones requeridas en el Instituto bajo el licenciamiento de software libre. 7. Realizar procesos de formación sobre el 100 por ciento de las nuevas tecnologías adquiridas por el IDU. Siendo el IDU la Entidad que tiene la responsabilidad de ejecutar los proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana orientados a mejorar y conservar los sistemas de movilidad y espacio público de la ciudad respetando todas las formas de vida, el agua, el medio ambiente y la dignidad del ser humano como elementos centrales del desarrollo asegurando la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos. Así como también tiene los retos de implementar megaproyectos como Metro, Cables Aéreos y DOTS (Desarrollo Orientado a Transporte Sostenible), no se observa ni a simple vista que el proyecto de inversión de tecnología se encuentre alineado con el cumplimiento de las actividades propuestas como estrategia en la entidad. Detallando un poco las metas del Proyecto de Inversión 954, vemos que la No.6 Desarrollar el 50 por ciento de las aplicaciones requeridas en el Instituto bajo el licenciamiento de software libre., sería una de las que podría tener impacto en los objetivos estratégicos que se trazó el Plan de Desarrollo Bogotá Humana, sin embargo, al requerir la planeación para el desarrollo de esta, la Entidad informa lo siguiente: Cuadro No. 3 Reporte de Actividades Planeadas para la meta No.6. No. DESCRIPCION META No. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES PLANEADAS SUBACTIVIDAD 6 Desarrollar el 50% de las aplicaciones requeridas en el Instituto bajo el licenciamiento de software libre. Desarrollar sistemas de información del 1 IDU usando plataformas y licenciamiento de Software Libre Implementar herramientas de Software 2 Libre como apoyo a los procesos y procedimientos del IDU Publicar aplicaciones de Software Libre desarrolladas en el IDU y la 3 documentación de su implementación, así como la experiencia de la Entidad relacionada con el Software Libre Fuente: Respuesta requerimiento No. 1 Auditoria Especial. FECHA INICIO (dd/mm/aaaa) FECHA TERMINACION (dd/mm/aaaa) 01/01/ 31/12/ 01/01/ 31/12/ 01/01/ 31/12/ INDICADOR 1314 Y sin que existiera ninguna contratación para el logro de la meta, informan a la Auditoria que se ha cumplido la meta para el con los siguientes productos: Cuadro No. 3 Reporte de Actividades Planeadas para la meta No.6. PRODUCTO ESTADO PRODUCTO DETALLE BENEFICIO CUMPLE Sistema de Gestión de PQR de canales y sistemas de gestión de PQRs de Obra Implementación del sistema de encuestas de satisfación de atención al ciudadano y encuestas de actividades realizadas internamente por la Entidad. T T Nueva plataforma para la gestión de PQRs reportadas por los ciudadanos a través de los canales de atención presenciales y virtuales de la Entidad. Tener un instrumento de generación de encuestas para obtener la percepción del ciudadano. SI SI Código publicado en el portal de software libre Github.com/IDU-Bogota y conferencias dictadas en le mes TICs y en la semana Linux de la Universidad Distrital. T Cumplir con el compromiso del software libre de publicación del software libre para generar posibilidad de generar comunidad. SI Fuente: Respuesta requerimiento No. 1 Auditoria Especial Aplicaciones que no guardan ninguna relación con los megaproyectos que se propuso adelantar el IDU como Metro, Cables Aéreos y DOTS (Desarrollo Orientado a Transporte Sostenible) o con los proyectos orientados a mejorar y conservar los sistemas de movilidad y espacio público de la ciudad respetando todas las formas de vida, el agua, el medio ambiente y la dignidad del ser humano. Por ejemplo, por el proyecto de inversión se contrata la compra venta de noventa (90) certificados digitales de función pública y un (1) certificado digital de persona jurídica entidad empresa, es decir, firmas digitales que son elementos administrativos para el normal funcionamiento de la entdad. Por lo tanto, existe una débil planeación en la definición de los objetivos específicos, ya que si recordamos una de las definiciones de Proyecto de Inversión: Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros, 1415 que permiten al emprendedor que tiene la idea y a las instituciones que lo apoyan saber si la idea es viable, se puede realizar y dará ganancias. Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las condiciones de vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo. Comprende desde la intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el término o puesta en operación normal. Responde a una decisión sobre uso de recursos con algún o algunos de los objetivos, de incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes o la prestación de servicios. (Negrita, cursiva y subrayado fuera de texto.). 2 De acuerdo con las metas establecidas en el Proyecto de Inversión no se puede determinar cuáles son las necesidades misionales resolverá el Instituto de Desarrollo Urbano IDU - con la ejecución del Proyecto de Inversión 954 porque en los beneficios que reporta la entidad por cada actividad planeada (Cuadro No. 3), todas las metas se concentran en mantener la plataforma tecnológica actual. Tampoco permite establecer que beneficio obtendrá la ciudadanía bogotana con esta inversión, o la comunidad al interior de la Entidad, así como tampoco se permite evidenciar cual será el valor que deje para la Entidad el haber invertido más de seis mil millones de pesos en los cuatro años de la presente administración. En conclusión, es un proyecto de inversión que le aporta al normal funcionamiento de la entidad en computadores, impresoras, servicio de internet y algunos aplicativos misionales y administrativos desarticulados, no integrados, sin plantear soluciones integrales a la misión que debe desempeñar la Entidad. Así como tampoco permite evaluar cuales beneficios se recibirán posterior a la ejecución de los recursos económicos asignados, es decir, es un proyecto de inversión para funcionamiento lo que evidencia una deficiente planeación del proyecto, por lo tanto se concluye una observación administrativa para el IDU. Adicionalmente y guardando relación con las respuestas aportadas al informe preliminar, el IDU se encuentra en etapa de diagnóstico y diseño de la estructura del área técnica para obtener resultados de impacto misional y administrativo para la Entidad, sin embargo, el hallazgo se mantiene hasta que se logre implementar la automatización de procesos de TI identificados bajo los lineamientos de COBIT. 2 Definición 1516 EVALUACION DE LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y DETERMINACION DEL GRADO DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CON LA AUDITORIA A LOS CONTRATOS EJECUTADOS BAJO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN Y QUE PRODUCTOS HAN OBTENIDO. Entendiendo que la eficiencia está definida como la relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los logros conseguidos con el mismo, se puede precisar que en el Proyecto de Inversión 954 Fortalecimiento a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - se invirtieron los siguientes recursos económicos dentro del periodo evaluado : Cuadro No. 4. Presupuesto Proyectado Proyecto de Inversión 954. PROYECTADO AÑO 2012 PROYECTADO AÑO DESCRIPCION META (*) Adquirir e implementar 100 por ciento de los recursos tecnológicos requeridos en el Instituto 0, ,00 (*) Soportar, actualizar y mantener 100 por ciento de los sistemas de información del Instituto 0, ,00 (*) Implementar el 100 por ciento Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETIC - de conformidad con los requerimientos y necesidades del Instituto. 0,00 0,00 (*) Estructurar e implementar 1 mapa de procesos de TI bajo los lineamientos de COBIT 0,00 0,00 (*) Implementar 1 mesa de servicios para soportar la operación de TI en el Instituto con base en las recomendaciones del marco de referencia ITIL v3. 0,00 0,00 (*) Desarrollar el 50 por ciento de las aplicaciones requeridas en el Instituto bajo el licenciamiento de software libre. 0,00 0,00 (*) Realizar procesos de formación sobre el 100 por ciento de las nuevas tecnologías adquiridas por el IDU. 0,00 0,00 TOTAL 0, ,00 Fuente: Seglan. Mediante requerimiento de información a través de la Auditoria Especial, informó la entidad que se contrató lo siguiente en la vigencia del : 1617 Cuadro No. 5. Reporte Contratación Proyecto de Inversión 954 NUMERO VIGENCIA OBJETO TIPOL OGIA ESTAD O CONTR ATO CONTRATO CONTRATISTA FECHA SUSCRIPCION (dd/mm/aaa a) FECHA INICIO (dd/mm/aaa a) FECHA TERMINACIO N (dd/mm/aaa a) VALOR PLAZO VALOR PRORROG ADICIONES A(S) (En días) IDU ETB proporcionará al Instituto de Desarrollo Urbano IDU, una solución para mantener y garantizar la operación de soluciones integrales de tecnología y telecomunicaciones, incorporando dentro de éstas, el acceso a Internet de alta velocidad, los canales dedicados de datos de máxima conectividad y su seguridad, los equipos de cómputo actualizados, software, impresoras, toners y scanner. PS EE ETB 02/07/ 04/07/ 04/08/ IDU IDU Contratar los servicios de construcción de nuevos componentes de software y/o modificación de componentes existentes sobre el Sistema de Información Valoricemos, teniendo en cuenta el conjunto de nuevos requerimientos funcionales derivados de la aplicación del Acuerdo 523 del 8 de julio de PS EE DATA TOOLS 02/09/ 04/09/ 03/02/ En virtud del presente contrato el CONTRATISTA se compromete bajo la modalidad de precios unitarios fijos a suministrar dos (2) licencias nuevas de ArcGIS for Desktop Basic Concurrent Use, cuatro (4) licencias nuevas de Esri CityEngine Advanced Concurrent Use, PROCALCULO PS EE Actualización de cinco (5) licencias ArcGIS PROSIS S.A. 23/09/ 04/10/ 03/10/ for Desktop Basic Concurrent Use a ArcGIS for Desktop Advanced Concurrent Use y soporte técnico y actualización al licenciamiento por un (1) año de los productos de software existentes ESRI - ARCGIS en el IDU IDU Contratar el servicio de soporte técnico y actualización del licenciamiento de los productos existentes de seguridad perimetral y antivirus del IDU PS EE SQTEC SAS 30/12/ 29/01/ /04/ IDU Contratar el servicio de actualización del software Construplan con migración a una plataforma Web que se instalará en la intranet de la Entidad y que permita PS definir y administrar los Precios Unitarios APUs de los insumos de obra que desarrolle la Entidad según especificaciones técnicas EE Legislacion Económica LEGIS S.A. 18/07/ 31/07/ 30/11/ IDU SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMAS PMB DEL IDU INCLUYE EL MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO ANUAL Y ACTUALIZACIÓN AL REPOSITORIO INSTITUCIONAL (DSPACE) DEL IDU INCLUYE EL MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO ANUAL PS EE BITECA 14/11/ 27/11/ 26/11/ IDU El CONTRATISTA se compromete para con el IDU a prestar el servicio de soporte técnico y actualización del licenciamiento del software ARANDA específicamente para los módulos Asset Management (Inventarios 1300 licencias propiedad del IDU) y el módulo Service Desk (mesa de ayuda (19 licencias propiedad del IDU), y adquisición de de cien (100) licencias nuevas Client Management con soporte. PS LI ARANDA SOFTWARE COLOMBIA 28/11/ 11/12/ 03/02/ IDU COMPRA VENTA DE NOVENTA (90) CERTIFICADOS DIGITALES DE FUNCION PÚBLICA Y UN (1) CERTIFICADO DIGITAL DE PERSONA JURIDICA ENTIDAD EMPRESA PS LI CERTICAMAR A S.A. 07/11/ 19/11/ 18/02/18 IDU Contratar el servicio de soporte técnico Software Update License & Support de los productos de Oracle y la Migración de las licencias Oracle Standard Edition One a Oracle Database Enterprise Edition PS T ORACLE COLOMBIA 15/03/ 15/03/ 14/04/ IDU El CONTRATISTA se compromete para con el IDU a precio global a entregar a título de compraventa de la Renovación de Suscripción de Software de Autodesk y actualización de 44 licencias de Autodesk Autocad a Autodesk Infraestructure Design Suite Premium., Lo anterior, de acuerdo con la descripción, PS especificaciones y demás condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones, en especial las consagradas en el ANEXO TÉCNICO (Capitulo 4) y la propuesta presentada por el contratista el 22 de mayo de, los cuales hacen parte integral de este contrato T COMPUTADO RES Y SOLUCIONES CAD DE COLOMBIA. 02/07/ 04/07/ 04/08/ IDU El Contratista se compromete para con el IDU a realizar la entrega de las siguientes licencias del Software Acronis: treinta (30) licencias nuevas del software Acronis Backup & Recovery Advanced Server for Windows, treinta (30) licencias nuevas del software Acronis Disk Director Advanced Server y de la actualización de treinta (30) licencias del software Acronis Backup & Recovery Advanced Server for Windows, treinta (30) licencias del Acronis Backup & Recovery Universal Restore for Advanced Server for Windows y treinta (30) licencias del software Acronis Disk Director Advanced Server, con soporte técnico AAP GESD del software AcronisEl Contratista se PS compromete para con el IDU a realizar la entrega de las siguientes licencias del Software Acronis: treinta (30) licencias nuevas del software Acronis Backup & Recovery Advanced Server for Windows, treinta (30) licencias nuevas del software Acronis Disk Director Advanced Server y de la actualización de treinta (30) licencias del software Acronis Backup & Recovery Advanced Server for Windows, treinta (30) licencias del Acronis Backup & Recovery Universal Restore for Advanced Server for Windows y treinta (30) licencias del software Acronis Disk Director Advanced Server, con soporte técnico AAP GESD del software Acronis T I2 SISTEMAS Y SEGURIDAD INFORMATIC A LTDA. 05/11/ 13/11/ 12/12/ IDU En virtud del presente contrato el CONTRATISTA se compromete bajo la modalidad de precios unitarios fijos a realizar la migración del software INRO EMME2 tamaño 3 a INRO EMME3 tamaño 10 con soporte técnico y actualización al licenciamiento por un año. PS EE STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED COLOMBIA 18/10/ 30/10/ 29/10/ IDU Contratar el Servicio de actualización de la plataforma soporte del Portal Web Institucional -Liferay Portal Enterprise Edition. PS EE GRUPO DOT 19/11/ 27/11/ 30/01/ IDU El CONTRATISTA se compromete para con el IDU a realizar la Renovación y Migración de CA Arcserver Backup Only R15 Managed Capacity 2-TB - Product Plus a Licencia CA Arcserver R16.5 RPO Managed Capacity PS Arcserver Backup and Arcserver D2D and Arcserver Replication File Only 3TB (incluye soporte en sitio con tiempo de respuesta 5 x 8 x 4). T M.S.L. DISTRIBUCIO NES Y CIA LTDA 05/11/ 26/11/ 26/12/ TOTAL Fuente: Respuesta requerimiento de Información IDU. 1819 De acuerdo con lo establecido en el proyecto de inversión la contratación se orientó a cumplir las metas: Adquirir e implementar 100 por ciento de los recursos tecnológicos requeridos en el Instituto y Soportar, actualizar y mantener 100 por ciento de los sistemas de información del Instituto y fue eficiente en la medida en que se evidenció que con los recursos invertidos la entidad : 1. Se mantienen equipos actualizados en los escritorios de los funcionarios. Se cuenta con conectividad de red entre las sedes y con la ciudadanía y se dispone de un ancho de canal adecuado con la seguridad respectiva. 2. Se cumple con el compromiso con la ciudadanía de ajustar y desarrollar el sistema valoricemos que de cuenta de los cambios originados por el acuerdo del concejo de Bogotá. 3. Actualización de las licencias de los programas de Diseño que constituyen un pilar de las labores misionales de la Entidad, Cumplimiento de las políticas de derechos de autor y renovación y adopción de últimas versiones con su correspondiente adquisición de conocimiento. 4. Actualización de las licencias de los programas que permiten configurar la seguridad de las redes de computo de la Entidad, protección ante los virus informáticos y sus consecuencias y productos que contribuya al archivado del activo de información de la Entidad. 5. Se cuenta con un programa en versión para red lo que genera independencia del sitio de acceso, así como se genera que el repositorio de los datos sensibles de precios estén en los servidores de la Entidad. 6. Contar con sistemas actualizados para el repositorio instituucional software actualizado y contar con herramienta actualizada para gestión de incidentes y mayor número de licencias. 7. Contar con firmas digitales para los directivos 8. Disposición de los últimos relese del producto que soporta la ejecución del sistema de información de desarrollo misional valoricemos. 1920 9. Se cuenta con las licencias de autodesk actualizadas para ser utilizadas por las áreas misionales que requieren de esta herramienta para los proyectos de diseño que adelanta la Entidad. 10. Contar con la actualización de las versiones del software acronis básico para la toma de imágenes de los servidores y restauración de los mismos en tiempos agiles. 11. Contar la Entidad con software de simulación de diseño y planificación de vías. 12. Contar con una herramienta que soporte el diseño de nuevas funcionalidades para el portal de la Entidad, así como permitir el uso colaborativo de generación de contenido para disponer de un portal que interactúa con el ciudadano a través de redes sociales. 13. Permitir la administración de copias de seguridad de la información de la Entidad que se dispone en los servidores y el correo electrónico, así como información de respaldo o restauración a demanda del usuario. Respecto a la eficacia, podemos definirla como el nivel de consecución de metas y objetivos. La eficacia hace referencia a nuestra capacidad para lograr lo que nos proponemos. En la evaluación del Proyecto de Inversión se evidencia, según el Segplan 3 que para el año 2012 el cumplimiento fue del 100% en todas sus metas, mientras para el, el cumplimiento fue así: 3 Aplicativo que registra los avances de los Proyectos de Inversión Secretaria de Planeación Distrital. 2021 Cuadro No. 6. Presupuesto Proyectado y Ejecutado por Meta año Proyecto de Inversión 954 PROYECTADO AÑO 2012 PROYECTADO AÑO EJECUTADO % EJECUTADO DESCRIPCION META (*) Adquirir e implementar 100 por ciento de los recursos tecnológicos requeridos en el Instituto 0, , ,00 100,00 (*) Soportar, actualizar y mantener 100 por ciento de los sistemas de información del Instituto 0, , ,00 99,09 (*) Implementar el 100 por ciento Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETIC - de conformidad con los requerimientos y necesidades del Instituto. 0,00 0,00 0,00 0,00 (*) Estructurar e implementar 1 mapa de procesos de TI bajo los lineamientos de COBIT 0,00 0,00 0,00 0,00 (*) Implementar 1 mesa de servicios para soportar la operación de TI en el Instituto con base en las recomendaciones del marco de referencia ITIL v3. 0,00 0,00 0,00 0,00 (*) Desarrollar el 50 por ciento de las aplicaciones requeridas en el Instituto bajo el licenciamiento de software libre. 0,00 0,00 0,00 0,00 (*) Realizar procesos de formación sobre el 100 por ciento de las nuevas tecnologías adquiridas por el IDU. 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0, , % Fuente: Segplan EVALUACION DE LA CONTRATACION EJECUTADOS BAJO EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 954 FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TIC. De los contratos reportados por el IDU ejecutados por el proyecto de inversión 954, se evaluaron dos los cuales corresponden al 54% del total de lo contratado y son los siguientes: NUMERO VIGENCIA OBJETO IDU TIPOL OGIA ESTAD O CONTR ATO CONTRATISTA FECHA SUSCRIPCION (dd/mm/aaa a) FECHA INICIO (dd/mm/aaa a) FECHA TERMINACIO N (dd/mm/aaa a) VALOR PLAZO VALOR PRORROG ADICIONES A(S) (En días) ETB proporcionará al Instituto de Desarrollo Urbano IDU, una solución para mantener y garantizar la operación de soluciones integrales de tecnología y telecomunicaciones, incorporando dentro de éstas, el acceso a Internet de alta velocidad, los canales dedicados de datos de máxima conectividad y su seguridad, los equipos de cómputo actualizados, software, impresoras, toners y scanner. PS EE ETB 02/07/ 04/07/ 04/08/ Contratar los servicios de construcción de nuevos componentes de software y/o modificación de componentes existentes IDU sobre el Sistema de Información Valoricemos, teniendo en cuenta el PS EE DATA TOOLS 02/09/ 04/09/ 03/02/ conjunto de nuevos requerimientos funcionales derivados de la aplicación del Acuerdo 523 del 8 de julio de TOTAL Fuente: Respuesta requerimiento de información IDU. CONTRATO 2122 Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria por fallas en la elaboración de los estudios previos a la suscripción del Contrato Interadministrativo No. IDU-886- al no realizar estudio de mercado para determinar presupuesto del contrato. El contrato interadministrativo No. IDU - 886, suscrito entre Instituto de Desarrollo Urbano IDU- y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P, tiene por objeto ETB proporcionará al Instituto de Desarrollo Urbano IDU, una solución para mantener y garantizar la operación de soluciones integrales de tecnología y telecomunicaciones, incorporando dentro de éstas, el acceso a Internet de alta velocidad, los canales dedicados de datos de máxima conectividad y su seguridad, los equipos de cómputo actualizados, software, impresoras, tóners y scanner, por valor de $ , fecha de suscripción 7 de Junio de, plazo de ejecución nueve (9) meses contados a partir de la fecha del acta de inicio. En visita administrativa de los días 6 y 7 de mayo de los corrientes, se verificaron las carpetas del contrato evidenciándose que no existe el soporte que procedimiento adelantó el IDU para estimar el presupuesto del contrato, sino que se basaron en la propuesta que ETB entregó a la Entidad como única opción, contrariando lo establecido en la Ley 734 de 2012, artículo 2.1.1, numeral 4. Artículo Estudios y documentos previos. En desarrollo de lo señalado en el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, los estudios y documentos previos estarán conformados por los documentos definitivos que sirvan de soporte para la elaboración del proyecto de pliego de condiciones o del contrato, de manera que los proponentes o el eventual contratista respectivamente, puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad así como la distribución de riesgos que la misma propone. Los estudios y documentos previos se pondrán a disposición de los interesados de manera simultánea con el proyecto de pliego de condiciones y deberán contener, como mínimo, los siguientes elementos: 1. La descripción de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con la contratación. 2223 2. El objeto a contratar, con sus especificaciones y la identificación del contrato a celebrar. 3. La modalidad de selección del contratista, incluyendo los fundamentos jurídicos que soportan su elección. 4. El valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para calcular el presupuesto de la contratación y los rubros que lo componen. Cuando el valor del contrato sea determinado por precios unitarios, la entidad contratante deberá incluir la forma como los calculó para establecer el presupuesto y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos (Negrita, cursiva y subrayado fuera de texto). Así como tampoco la Entidad justificó porque requirieron esas cantidades de equipos, en que requerimientos de las demás áreas basaron la decisión de arrendar las siguientes máquinas: ITEM ESPECIFICACION CANTIDAD 1 Computadores de escritorio i Computadores de escritorio i Portátiles Core i Licencia Project 2010 SNGL OPL NL Scanner 16 6 Impresora tipo Zebra 39 7 Impresora tipo Láser I Impresora Láser a color tipo II 1 Fuente: Estudios Previos IDU. A pesar de haberse realizado por escrito en el Requerimiento No. 3 de mayo 8, en desarrollo de la Auditoria Especial al Proyecto de Inversión FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TIC al cual el IDU no dio respuesta a esta solicitud, por lo tanto, existen deficiencias en la etapa de planeación para la ejecución del proyecto de inversión., afectando con ello lo dispuesto en los numerales 7 del artículo 25 de la Ley 80 de 2324 1993, y el artículo 87 de la ley 1474 de 2011, así como el principio de la planeación, el cual como bien lo señala la Cartilla de Contratación de la Procuraduría General de la Nación implica no sólo contar con un plan que consolide y priorice las adquisiciones de la entidad, con fundamento en las necesidades técnicamente diagnosticadas, sino que exige la realización de una serie de estudios y análisis orientados a establecer mecanismos económicos, transparentes y adecuados para satisfacer dichas necesidades. Lo anterior, complementado por El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en sentencia de 31 de agosto de 2006, Radicación R- 7664, se refirió también al principio de planeación en la contratación estatal, planteando lo siguiente: Al respecto conviene reiterar que en materia contractual las entidades oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el principio de planeación en virtud del cual resulta indispensable la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente serios y completos, antes de iniciar un procedimiento de selección, encaminados a determinar, entre muchos otros aspectos relevantes: i) La verdadera necesidad de la celebración del respectivo contrato. ii) Las opciones o modalidades existentes para satisfacer esa necesidad y las razones que justifiquen la preferencia por la modalidad o tipo contractual que se escoja. iii) Las calidades, especificaciones, cantidades y demás características que puedan o deban reunir los bienes, las obras, los servicios, etc., cuya contratación, adquisición o disposición se haya determinado necesaria, lo cual, según el caso, deberá incluir también la elaboración de los diseños, planos, análisis técnicos, etc. iv) Los costos, valores y alternativas que, a precios de mercado reales, podría demandar la celebración y ejecución de esa clase de contrato, consultando las cantidades, especificaciones, cantidades de los bienes, obras, servicios, etc., que se pretende y requiere contratar, así como la modalidad u opciones escogidas o contempladas para el efecto. v) La disponibilidad de recursos o la capacidad financiera de la entidad contratante para asumir las obligaciones de pago que se deriven de la celebración de ese pretendido contrato. vi) La existencia y disponibilidad, en el mercado nacional o internacional, de proveedores. Dentro del alcance del objeto del Contrato, aunque en la hoja 5 del Contrato dice: 2425 SEGUNDA.- ALCANCE DEL OBJETO DEL CONVENIO: Es decir, en unas partes se habla de Contrato y en otras de Convenio. Dentro de las consideraciones del contrato en el numeral 16) establece que mediante memorando STRT de fecha 31/505/ el Subdirector Técnico de Recursos Tecnológicos, remite a la Dirección General del IDU, la solicitud de elaboración del Contrato Interadministrativo con ETB, solución integral de tecnología, telecomunicaciones (alquiler de equipos, software, canales e Internet) y mediante memorando STRT de 31/05/ la Directora General del IDU, solicitó a la Dirección Técnica de Gestión Contractual la elaboración de un Contrato Interadministrativo con ETB y esta con base en lo previsto en el Procedimiento de Elaboración, Suscripción y Modificación de Convenios y/o Contratos Interadministrativos, adoptado mediante Resolución No de Noviembre de 2011, a través del cual se definen y establecen las condiciones y el procedimiento que rige la celebración, ejecución y las modificaciones de los Convenios y/o Contratos Interadministrativos que suscriba el IDU, y en la justificación técnica emitida por la Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos, considera la Entidad que es técnica y jurídicamente viable para suscribir el contrato. Al evaluar el Procedimiento de Elaboración, Suscripción y Modificación de Convenios y/o Contratos Interadministrativos se observa que no contempla la forma como establecen el presupuesto del Convenio o Contrato Interadministrativo, el cual debe hacerse, de acuerdo con lo establecido en la ley 734 de 2012, artículo En cuanto al ítem del arriendo de los equipos, dentro de la propuesta de la ETB, la cual es parte integral del contrato interadministrativo No. IDU-886-, quedó establecida así: 2526 En respuesta al requerimiento de información realizado en la Auditoria Especial al Proyecto de Inversión 954, el 29 de mayo de 2014 con radicado No. STRT 2627 , IDU responde que para el año 2010, se realizaron los documentos de estudio de conveniencia y oportunidad y justificación de la causal con el fin de suscribir el contrato Interadministrativo 010 de 2010, y que son base para suscribir los contratos subsiguientes en los años 2011, 2012 y. Al hacer un análisis de la conveniencia que representa para el IDU, realizar la contratación directamente con ETB, desde el punto de vista técnico se encuentra justificable para los canales dedicados y el servicio de internet, por el trabajo que conlleva estar cambiando de operador de estos servicios. Sin embargo, esta justificación no se hace extensible al alquiler de los equipos, porque se analiza que fueron bajo las condiciones para el año 2010 e inclusive para el 2011 y se acomodaba entender que la viabilidad de contratar el arriendo de equipos directamente con ETB, pero las condiciones de mercado y competencia de servicios tecnológicos ha tenido un desarrollo exponencial en el país y el mundo, razón por la cual, el IDU, no puede soportar una decisión para realizar un contrato bajo la modalidad de contratación directa, con los análisis de hace más de 3 años. Las condiciones de los mercados son dinámicas y con mayor énfasis en los servicios tecnológicos. Inclusive en arriendo de equipos, las opciones que el mercado nacional ofrece son variadísimas, tanto, que la Auditoria Especial adelantada cotizó al día 3 de junio de 2014 en el mercado de empresas que arriendan equipos como son: RENTA PC y MILENIO PC, arrojando una diferencia muy significativa en precios unitarios, frente a los contratados por el IDU, arrojando una diferencia significativa, por lo que este Ente de Control determina que existen deficiencias en: 1. Ineficiente determinación del presupuesto del contrato, por cuento se incumple lo establecido en la ley 734 de 2012, numeral y los propios Manuales de Gestión Contractual versión 9.0 adoptado mediante Resolución 1945 del 13 de Julio de 2012, vigente para la fecha de suscripción del contrato en cuestión. En evidencia se adjuntan las imágenes de las resoluciones respectivas. 2728 Y el Manual de Gestión Contractual versión 10, el cual establece: 2829 Al mencionar la versión 10 del manual de contratación no se está indicando que hay incumplimiento, sino por el contrario que tanto el manual del propio IDU como la ley SI OBLIGAN a realizar el estudio de mercado para establecer los presupuestos de los contratos, contrario a lo que señala en la página 6 del anexo a la respuesta del informe preliminar. 2. Con relación al sobrecosto en algunos ítems de los equipos arrendados, tal y como lo detalla el cuadro siguiente, y analizada la respuesta dada por la entidad en la cual se aclara que no se analizó costos de manera independiente ítem por ítem sino en conjunto con todas las necesidades que para la época tenía el IDU, es aceptada por cuanto en conjunto de los ítems si se ve un valor un poco más bajo la propuesta de ETB, frente a la propuesta del proveedor privado. 2930 EQUIPOS DE COMPUTO IMPRESORA Y LICENCIAS DE SOFTWARE TOTAL COTIZACION RENTA PC DIFERENCIA COTIZACIO N MILENIO PC TOTAL COTIZACION MILENIO PC ITEM ESPECIFICACION CANTIDAD SERVICIO V/R UNITARIO CANON MENSUAL COTIZACION RENTA PC DIFERENCIA Computadores de 1 escritorio i Computadores de escritorio i Portatiles Core i Licencia Project Scanner Impresora tipo Zebra Impresora tipo Láser I Impresora Láser a color tipo II TOTAL DIFERENCIA Sin embargo, el presupuesto para todo contrato debe ser el resultado de un estudio de mercado y no basados únicamente en la propuesta del proveedor con el que se contrata directamente debido a que la entidad está desconociendo lo que el mercado le puede ofrecer con condiciones diferentes y precios diferentes a los que ofrece el proveedor directo. 3. No existe soporte de las necesidades que la entidad requiere en los equipos a arrendar, no se determina porque las cantidades establecidas en los diferentes ítems de equipos a arrendar. Con relación a este ítem, en la respuesta del preliminar, la entidad no logra demostrar que esas son las necesidades por área, al presentar una relación de equipos por dependencia. Debe estar soportado en número de usuarios en cada una y las funciones que cumple cada uno. Por lo tanto queda en firme el hallazgo con incidencia administrativa Hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria, por fallas en la elaboración de los estudios previos a la suscripción del Contrato Interadministrativo No. IDU-968- y en la supervisión de la ejecución del mismo. El contrato interadministrativo No. IDU - 968, suscrito entre Instituto de Desarrollo Urbano IDU- y la firma Data Tools S.A., tiene por objeto: 3031 Fecha de suscripción 2 Septiembre. Plazo de ejecución: Acta de Inicio: 3132 El contrato tiene una prórroga de dos (2) meses y quince (15) días: Con base en las siguientes consideraciones: 3233 En visita administrativa de los días 6 y 7 de mayo al IDU y revisando la carpeta del contrato, en la parte de Obligaciones del Contratista numeral 4 quedo establecido lo siguiente: 33 Mostrar más
APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS DE GESTIÓN EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. ESTUDIO DE CASO EN EL SECTOR PÚBLICO COLOMBIANO JEISSON ANDRES LENIS RODRIGUEZ CC 1.024.477.868 Universidad Escuela de Más detalles AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR EN COLVATEL S. A. ESP INFORME FINAL COLVATEL S.A. ESP PERIODO AUDITADO: 2010-2011
AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR EN COLVATEL S. A. ESP INFORME FINAL COLVATEL S.A. ESP PERIODO AUDITADO: 2010-2011 PLAN DE AUDITORÍA DISTRITAL PAD - 2012 CICLO: III SECTOR Más detalles PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL. Formulado por: Elizabeth Cortés Mesa Vilma Deyanira Sánchez Ulloa Ibeth Manrique Zarate José Alfredo Guerrero Monroy
PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Formulado por: Elizabeth Cortés Mesa Vilma Deyanira Sánchez Ulloa Ibeth Manrique Zarate José Alfredo Guerrero Monroy Aprobado por: Comité Institucional de Desarrollo Administrativo Más detalles 1830-2010 RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS DE ESTUDIOS PREVIOS
RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS DE ESTUDIOS PREVIOS APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN LA CONTRATACIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS 1 ALEJANDRO ORDÓÑEZ MALDONADO Procurador Más detalles ANEXO No. 02 COMPONENTE TECNICO FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
ANEXO No. 02 COMPONENTE TECNICO FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 211049 OFERTA PÚBLICA OPC 060-2012 CONTRATAR MEDIANTE Más detalles Informe de Rendición de Cuentas. Por unas entidades solidarias confiables
JUNIO 2012 CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO JUNIO 2012 ACUERDO No.164 (Junio 6 de 2012) La Junta Directiva de GESTIÓN ENERGETICA S.A. ESP GENSA S.A ESP en uso de sus atribuciones legales Más detalles CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTA S.A. ESP
TITULO PRELIMINAR CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES ARTÍCULO 1.- OBJETIVO DEL CÓDIGO: Estructurar, precisar y compilar los principios éticos, políticas, valores, normas y directrices empresariales que Más detalles Guía de Diagnóstico para Implementar el
Guía de Diagnóstico para Implementar el SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD en la Gestión Pública NTCGP 1000 : 2004 N T A V 1 0 C G 0 0 : P H P 4 2 0 0 Libertad y Orden Departamento Administrativo de la Función Más detalles Documento Conpes. Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia Departamento Nacional de Planeación
Documento Conpes Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia Departamento Nacional de Planeación 3790 IMPORTANCIA ESTRATÉGICA MEJORAMIENTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y DE LAS Más detalles SEGUNDA SECCION PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas 1 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN REGLAMENTO DE LA LEY ORGANICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ACUERDO GUBERNATIVO No. 318-2003 Guatemala, Más detalles MANUAL DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO SAC
MANUAL DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR SAC 2 Contenido 1. INTRODUCCIÓN 5 1.1. El Manual del Sistema de Atención al Consumidor 5 1.2. Ámbito de aplicación 6 1.3. Definiciones 6 1.4. Marco regulatorio Más detalles Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, No. 423-06. LEONEL FERNANDEZ Presidente de la República Dominicana
Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, No. 423-06. Ley No.423-06 LEONEL FERNANDEZ Presidente de la República Dominicana CONSIDERANDO: Que toda gestión presupuestaria debe contribuir a la consecución Más detalles ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN TEMA:
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN TEMA: Implementación del proceso de Release Management dentro del gobierno de TI en el Banco Nacional de Fomento Tesis previa a la obtención del Título de Ingeniero Más detalles PLIEGOS DE CONDICIONES
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ HOSPITAL VISTA HERMOSA I NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITACIÓN PÚBLICA A OFERTAR NÚMERO 016 DE 2011 OBJETO: COMPRA DE BIENES PARA DOTAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA CONSISTENTE Más detalles INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BASADO EN ISO 9001:2008 AL SOPORTE Más detalles Código de Buen Gobierno
MANUAL DE NORMAS DE CONTROL INTERNO Honduras, C.A. 1 MANUAL DE NORMAS DE CONTROL INTERNO CERTIFICACIÓN ACUERDO ADMINISTRATIVO Nº. 027/2003 El Tribunal Superior de Cuentas CONSIDERANDO: Que el mejoramiento Más detalles LADY JHOANNA BARONA GONZALEZ
PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA QUE OFRECE EL SERVICIO INTEGRAL DE SOPORTE TÉCNICO DE COMPUTADORES PARA EL HOGAR Y LA MICROEMPRESA EN LA CIUDAD DE CALI LADY JHOANNA BARONA GONZALEZ UNIVERSIDAD Más detalles Compendio de Gobierno Corporativo Almacenes Éxito S.A.
Compendio de Gobierno Corporativo Almacenes Éxito S.A. Título I. Código de Buen Gobierno Preámbulo Historia de la Compañía La historia de Almacenes Éxito S.A. es la suma de muchas historias empresariales Más detalles T E S I S UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO PARA OBTENER EL TÍTULO DE: INGENIERO EN COMPUTACIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE INGENIERÍA T E S I S I M P L E M E N T A C I Ó N D E U N S I S T E M A S E R V I C E D E S K B A S A D O E N I T I L. PARA OBTENER EL TÍTULO DE: INGENIERO Más detalles PGD: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado Secretaria General Grupo de Archivo y Gestión Documental República de Colombia - Derechos Reservados Bogotá, DC., Diciembre Más detalles PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA MESA DE SERVICIO PARA LA ADMINISTRACION DE INCIDENTES Y SOLICITUDES DE
PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA MESA DE SERVICIO PARA LA ADMINISTRACION DE INCIDENTES Y SOLICITUDES DE CAMBIOS SOPORTADO EN EL MODELO DE ITIL CASO APLICADO A LA EMPRESA SOLUCIONES Y SERVICIOS Más detalles PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PROSPERIDAD PARA TODOS ÚBLICA REP Que lo piensen dos veces -o tres veces o cuatro- los corruptos antes de insistir en Más detalles Primer Informe de Avance APOYO AL DESARROLLO DE UN PLAN ESTADÍSTICO MAESTRO PARA URUGUAY
Primer Informe de Avance APOYO AL DESARROLLO DE UN PLAN ESTADÍSTICO MAESTRO PARA URUGUAY Julio 2006-1 - 1 INTRODUCCIÓN... 4 2 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL (SEN) 5 2.1 La misión...5 Más detalles LEONEL FERNANDEZ Presidente de la República Dominicana

References: artículo 2
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 87
 Resolución 
 Resolución 
 ARTÍCULO 1