Source: http://pebpt.gob.pe/index.php/actividades-del-pebpt/act-d-estudios/192-actividades-desarrolladas-direccion-de-estudios-y-supervision-pebpt-noviembre-diciembre-2014
Timestamp: 2017-11-23 03:20:15+00:00

Document:
SISTEMA DE ALERTA ANTE INUNDACIONES
9.1 El sistema de alerta ante inundaciones para el año 2014, se concluyó el 30 de junio del 2014, habiendo cubierto las acciones necesarias para el traslado de la información a tiempo real, de avenidas excepcionales en los ríos Tumbes y Zarumilla, durante el período lluvioso abril 2013 – junio 2014.
9.2 Se coordinan las acciones previas para la puesta en funcionamiento del sistema Alerta año 2015, la misma que debe iniciarse en el mes de enero de 2015.
10.1 La información Hidrometeorológica registrada durante los meses de noviembre y diciembre de 2014, proveniente de las estaciones a cargo del PEBPT y las que se operan en convenio con el SENAMHI, ha sido acopiada, revisada, digitalizada y procesada. Comprende las estaciones siguientes:
Plu Pg Campamento Sede PEBPT.
MAP La Cruz.
CO Puerto Pizarro
CO Cabo Inga
CO Cañaveral
Plu Pg Matapalo.
10.2 Se han elaborado los informes mensuales de noviembre y diciembre 2014, de las estaciones a cargo del PEBPT, siendo los resultados los que se muestran en el Anexo N° 1.
III. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA IRRIGACIÓN PUERTO EL CURA.
OPERACIÓN EQUIPO ELECTROMECÁNICO
11.1 Durante los meses de noviembre y diciembre 2014, se ha realizado la operación y mantenimiento de la sala de máquinas de acuerdo al requerimiento de la Comisión de Regantes. Las horas de máquinas trabajadas y los volúmenes de agua bombeada, se detalla en el Anexo N° 2.
11.2 Se alcanzó a la Comisión de Regantes de la Irrigación Puerto El Cura, la relación de las actividades con su respectivo presupuesto para el mantenimiento que deberá desarrollar en el año 2015.
12.1 El servicio se desarrolla mediante la contratación de vigilancia particular, siendo responsabilidad de la Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares del PEBPT el monitoreo correspondiente.
13.1 Al haberse culminado la ejecución de la obra “INSTALACIÓN DE TOMA DIRECTA Y OBRAS DE PROTECCIÓN, GRÚA PUENTE DE LA SALA DE MAQUINAS, LÍNEA DE BOMBEO N° 4 Y EQUIPO COMPLEMENTARIOS EN EL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE LA IRRIGACIÓN PUERTO EL CURA”, en la cual se ha ejecutado en su mayoría el mantenimiento del sistema eléctrico; asimismo, se ha realizado el mantenimiento del transformador 4.9 MW y transformador de circuitos auxiliares en el patio de llaves de la estación de bombeo Puerto El Cura, el mismo que estaba incluido en la ejecución de la obra antes indicada.
14.1 Al haberse culminado la ejecución de la obra “INSTALACIÓN DE TOMA DIRECTA Y OBRAS DE PROTECCIÓN, GRÚA PUENTE DE LA SALA DE MAQUINAS, LÍNEA DE BOMBEO N° 4 Y EQUIPO COMPLEMENTARIOS EN EL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE LA IRRIGACIÓN PUERTO EL CURA”, se ha ejecutado en su mayoría el mantenimiento del sistema mecánico.
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN
15.1 Al haberse culminado la ejecución de la obra “INSTALACIÓN DE TOMA DIRECTA Y OBRAS DE PROTECCIÓN, GRÚA PUENTE DE LA SALA DE MAQUINAS, LÍNEA DE BOMBEO N° 4 Y EQUIPO COMPLEMENTARIOS EN EL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE LA IRRIGACIÓN PUERTO EL CURA”, se ha construido una nueva estructura de captación, asimismo, se ha mejorado y se ha brindado mantenimiento a la captación existente.
MANTENIMIENTO DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN
16.1 A la fecha no se ha ejecutado el mantenimiento de la línea de transmisión, debido a que se ha venido realizando la obra indicada en los numerales anteriores.
ACTIVIDAD Nº 17
REGISTRO Y REPORTE DE ACTIVIDADES
17.1 Se ha elaborado el reporte del número de horas bombeadas por cada uno de los equipos, y los volúmenes de agua entregadas a la poza de descarga del sistema de conducción de la Irrigación Puerto El Cura, el reporte ha sido alcanzado formalmente a la Comisión de Regantes y a la Autoridad Local del Agua, mediante los Oficios N°s 1036, 1037/2014-MINAGRI-PEBPT-DE/D.EST. y 009, 010/2015-MINAGRI-PEBPT-DE/D.EST. respectivamente.
En el Anexo N° 3 se muestra el reporte de los meses de noviembre y diciembre 2014.
IV. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CANAL DE ZARUMILLA
CAPTACIÓN Y DERIVACIÓN EN BOCATOMA LA PALMA
18.1 En cumplimiento de los compromisos asumidos en el Acuerdo de Bases y al Reglamento para la Administración del Canal Zarumilla, se dejó de operar las ataguías instaladas en la Bocatoma La Palma, toda vez que el caudal en el río Zarumilla ha sido inferior a 400 l/seg.
18.2 Durante el período que se informa se ha prescindido de los servicios del personal dedicado a la operación del canal de Zarumilla, medición del caudal y registro de la información.
ELABORACIÓN ROL DE RIEGO Y DISTRIBUCIÓN
19.1 A partir del mes de septiembre, debido a la reducción del caudal en el río Zarumilla (menor a 400 l/seg) se dejó de derivar agua hacia el canal, por tanto, no se elaboró rol de riego alguno, de conformidad con el artículo 15 del Reglamento para la Administración del canal de Zarumilla.
20.1 Conforme fuera dispuesto por la Comisión Binacional Permanente para la Administración del Canal de Zarumilla y la Utilización de sus Aguas, corresponde al Perú realizar los trabajos de Operación y Mantenimiento del Canal en el año 2014.
El tema fue tratado en la X Reunión de la Comisión Binacional Permanente, desarrollada en Tumbes, el 25 de setiembre de 2014, habiéndose emitido la Resolución 02/14 que precisa: “La Comisión Binacional Permanente aprueba los trabajos de Mantenimiento Regular y Sistemático del Canal de Zarumilla correspondiente al año 2013 realizados por la Sección Nacional Peruana en abril 2014, e insta al cumplimiento del mantenimiento del Canal de Zarumilla para los años 2014 y 2015, por parte de la Sección Nacional Peruana”.
20.2 Entre los días 14 y 15 de octubre de 2014, los Grupos Técnicos de Perú y Ecuador, realizaron la evaluación del Canal de Zarumilla, determinándose los trabajos que deberá incluir el PEBPT en las actividades de mantenimiento del canal del año 2014, conforme fuera dispuesto por la Comisión Binacional Permanente en la Recomendación 08/14, habiéndose suscrito el acta correspondiente.
20.3 En la segunda quincena del mes de octubre 2014 se realizaron los trabajos de levantamiento de información de campo para la elaboración del Expediente Técnico “Mantenimiento Regular y Sistemático del Canal de Zarumilla Año 2014”.
20.4 Mediante la Resolución Administrativa N° 046/2014- MINAGRI-PEBPT-OADM, de fecha 12 de noviembre de 2014, se aprueba el Expediente Técnico “Mantenimiento Regular y Sistemático del canal de Zarumilla – Año 2014”, con valor referencial de S/. 532,652.58, incluido IGV, con precios vigentes al mes de octubre de 2014, con un plazo de ejecución de 45 días calendario, bajo la modalidad de Administración Directa. Los trabajos se iniciaron el 03/12/2014.
ACTIVIDAD N° 21
ADQUISICIÓN DE ATAGUÍA PARA BOCATOMA
21.1 La actividad se concluyó con la recepción del servicio el 18 de julio 2014.
ACTIVIDAD N° 22
CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL SECTOR AGUAS VERDES
22.1 La Comisión Binacional Permanente emitió la Resolución 09/14 que autoriza al PEBPT iniciar la construcción del Drenaje Pluvial en la margen izquierda del Canal Zarumilla, progresiva 17+250, el mismo que se ejecutará de acuerdo al diseño tipo, aprobado por la sección Nacional Ecuador. En virtud de ello, se ha elaborado el Expediente Técnico “Construcción de canoa en Canal Internacional Km 17+360, distrito de Aguas Verdes, provincia de Zarumilla – Departamento de Tumbes”, para su ejecución por la modalidad de administración directa, con un valor referencial de S/. 123,667.84, con un plazo de ejecución de 45 días.
22.2 Mediante Informe N° 116/2014-MINAGRI-PEBPT-D.EST., de fecha 27/10 /2014 se solicitó a la Dirección Ejecutiva la emisión de la Resolución Directoral para la aprobación del Expediente Técnico y la disposición para la ejecución de la obra.
Con Resolución Directoral N° 346/2014-MINAGRI-PEBPT-DE, de fecha 05 de noviembre de 2014 se aprueba el Expediente Técnico “Construcción de Canoa en Canal Internacional Km 17+360, Distrito de Aguas Verdes, Provincia de Zarumilla – Departamento de Tumbes”, con un valor referencial que asciende a S/. 123,667.84 Nuevos Soles, incluido el IGV, con precios vigentes al mes de setiembre de 2014 y un plazo de ejecución de 45 días calendario, para su ejecución por Administración Directa.
ACTIVIDAD N° 23
PLAN BINACIONAL DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
23.1 Con fecha 02 de diciembre se desarrolló en la ciudad de Tumbes, la reunión del Grupo Técnico de la Comisión Binacional Permanente para la Administración del Canal de Zarumilla y la Utilización de sus Aguas, evaluándose los aspectos relacionados con las Resoluciones y Recomendaciones establecidas en la X Reunión de la Comisión Binacional.
El Grupo Técnico de la Comisión Binacional Permanente, teniendo en consideración el presupuesto referencial de la obra establecido en el Expediente Técnico aprobado el 25 de septiembre del 2014 en la X Reunión de la Comisión Binacional y que reporta:
Con precios unitarios de Perú: S/. 18.774.787.49 = US$. 6.258.262.50
Con precios unitarios de Ecuador: US$ 4.105.932.90
NOTA: Los montos incluyen los impuestos de ley.
Propone que la obra debería ser ejecutada teniendo en cuenta el menor costo que corresponde con los precios unitarios de Ecuador.
Asimismo, para establecer la alícuota de financiamiento por cada uno de los países, se deben poner de acuerdo las Cancillerías, en virtud de los antecedentes legales.
23.2 En la reunión se da a conocer el inicio de los trabajos de mantenimiento regular y sistemático en el canal Zarumilla, correspondiente al año 2014, entregándose la versión digital de dicho expediente.
23.3 Se da a conocer que la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes, viene desarrollando las acciones pertinentes para la conclusión de la obra de Reconstrucción de la Bocatoma La Palma en el año 2015; así mismo ejecuta los trabajos de limpieza del cauce del río Zarumilla en el tramo comprendido entre la Bocatoma La Palma, hasta 840 m aguas debajo de Puente Bolsico.
23.4 La Sección Nacional Peruana, da a conocer que se ha elaborado el Expediente Técnico “Construcción de la Canoa en la margen Izquierda del Canal Zarumilla Km. 17+360” y su ejecución se realizará el año 2015.
23.5 El Proyecto Binacional Puyango Tumbes, en su calidad de operador del canal Zarumilla, ha contratado el seguro de las obras civiles de la Bocatoma La Palma y el canal de Zarumilla para el año 2015.
23.6 El día 18 de diciembre, se realizó el Taller de capacitación a los Usuarios del canal de Zarumilla, a partir de las 10:00 horas en el local de la Junta Parroquial de Chacras Ecuador, se desarrollaron los temas siguientes:
- El manejo de aguas y suelos para fines agroecológicos.
- Manejo y conservación de la Cuenca hidrográfica del río Zarumilla y su influencia en la zona de riego.
- Manejo, operación y mantenimiento de los pozos del sistema de riego Zarumilla.
ACTIVIDAD N° 24
PROMOCIÓN DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL EN EL CANAL ZARUMILLA
24.1 Durante el período que se informa no se ha desarrollado actividad alguna.
V. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO BOCATOMA LA PALMA
ACTIVIDAD N° 25
OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
25.1 Teniendo en cuenta que el caudal en el río Zarumilla alcanzó valores inferiores a los 400 l/s se dejaron de operar las ataguías, en virtud a los acuerdos binacionales; por tanto, no se ha derivado agua hacia el Canal de Zarumilla durante el período que se informa.
ACTIVIDAD N° 26
OPERACIÓN DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE TRANSMISIÓN DE DATOS A DISTANCIA
26.1 El sistema automatizado de transmisión de datos a distancia, constituye una de las actividades pendientes en la Infraestructura de la Bocatoma La Palma; por tanto, aún no se ha implementado.
Es necesario tener en cuenta que la puesta en operación de este sistema está vinculado con la puesta en operación del barraje móvil, el mismo que aún no se realiza por encontrarse en arbitraje.
DESCOLMATACIÓN DEL RIO ZARUMILLA AGUAS ARRIBA DE BOCATOMA LA PALMA
27.1 Con fecha 14 de octubre de 2014, se suscribió, por parte de los Grupos Técnicos de Perú y Ecuador, el acta de constatación de los trabajos de descolmatación del cauce del río Zarumilla Aguas Arriba de la Bocatoma La Palma, los mismos que han sido desarrollados por el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes.
Por tanto, ha quedado validado el trabajo de descolmatación del río Zarumilla aguas arriba de la Bocatoma La Palma, ejecutado por el Perú, actividad que mediante la Resolución 11/14 la Comisión Binacional Permanente acoge las recomendaciones del Grupo Técnico sobre la frecuencia de los trabajos de desbroce y descolmatación del cauce del río Zarumilla aguas arriba de la Bocatoma la Palma, como parte del mantenimiento sistemático.
Consecuentemente, como parte de las actividades de mantenimiento sistemático que se realizan de manera alternada entre Perú y Ecuador, se deben incluir las actividades siguientes:
- Realizar todos los años el desbroce de la vegetación del cauce del río Zarumilla, en un tramo de 2 Km. Aguas arriba de la bocatoma La Palma.
- Realizar cada tres años, el desazolve y limpieza del cauce del río, aguas arriba de la Bocatoma en una longitud aproximada de 2 Km.
- Adicionalmente, se recomendó por parte del Grupo Técnico, lo siguiente:
- Realizar todos los años, el desbroce y limpieza del cauce del río aguas abajo de la bocatoma (labor que corresponde a Perú).
- Es necesario construir la protección correspondiente, en la zona aguas abajo del barraje móvil (labor que corresponde a Perú),
- Realizar el estudio técnico para determinar la posibilidad de protección del Sector la Isla (corresponde a Ecuador).
ACTIVIDAD N° 28
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOCATOMA LA PALMA
28.1 No se ha desarrollado actividad alguna, toda vez que aún no se concluye la obra de la Bocatoma La Palma, en lo que corresponde al Componente del barraje Móvil.
VI. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO ZARUMILLA
ACTIVIDAD N° 29
SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE ÁREAS INDEMNIZADAS.
El Estado Situacional del Saneamiento Físico Legal de los Predios afectados por la Obra de Defensas Ribereñas del río Zarumilla, al mes de noviembre de 2014, ha sido informado a la Dirección Ejecutiva mediante el Informe N° 134/2014-MINAGRI-PEBPT-D.EST. y se resume de la siguiente manera:
29.1 Conforme a lo dispuesto por la Dirección Ejecutiva PEBPT, las labores Técnicas para el saneamiento Físico Legal de los predios afectados por la obra de defensas ribereñas del río Zarumilla, son responsabilidad de la Dirección de Estudios y Supervisión, las mismas que deben ser complementadas por la Oficina de Asesoría Jurídica hasta el registro correspondiente en SUNARP.
29.2 Los predios agrícolas afectados afectados son 177, de los cuales solamente 118 cuentan con escritura pública de contrato compra venta y 59 no cuentan con dicha escritura; sin embargo, se han efectuado los pagos correspondientes.
29.3 De los predios afectados que cuentan con escritura pública (118), solamente uno (01) se encuentra saneado en su totalidad y se ha elaborado la información técnica de los 117 predios restantes, lográndose la suscripción de los mismos por parte de 102 agricultores (predios), quedan pendientes 15 predios.
29.4 De los 102 predios cuya documentación ha sido suscrita por los agricultores, 98 corresponden al trámite de independización y 4 corresponden al trámite de transferencia de dominio.
29.5 Los 98 expedientes de independización fueron presentados a COFOPRI para calificación, de los cuales 43 predios ya cuentan con Código de Referencia Catastral, 31 predios continúan en evaluación, 02 se ha realizado el levantamiento de observaciones de carácter técnico y 22 expedientes han sido denegada su solicitud requiriendo la rectificación de área y linderos cuya labor corresponde a la Dirección Regional Agraria de Tumbes.
29.6 Los predios del 2° grupo que corresponde a 59 predios que no cuentan con Escritura Pública de Contrato de Compra-Venta, se ha elaborado la información técnica y la ubicación de los agricultores vendedores, habiéndose logrado la suscripción de 37 expedientes, quedando un saldo de 22 expedientes.
Es necesario precisar que los 59 expedientes de este grupo, al no contar con escritura pública de contrato compra-venta, no es posible solicitar la transferencia de dominio o independización ante COFOPRI, debiendo evaluarse e implementarse las acciones legales que correspondan.
29.7 Por tanto, se concluye en lo siguiente:
- La actividad del saneamiento que se evalúa, está inconclusa; solamente 01 predio se ha concluido totalmente.
- La Oficina de Asesoría Jurídica deberá implementar las acciones que le competen respecto de los Expedientes tramitados ante COFOPRI.
- Deberá evaluarse y definir el tratamiento legal que se aplicará a los 59 predios que no cuenten con Escritura Pública, para alcanzar su saneamiento.
29.8 De lo antes indicado se desprende las recomendaciones siguientes:
- Concluir el proceso de Saneamiento Físico Legal de los predios afectados por la obra defensas ribereñas del río Zarumilla y que han sido indemnizados por el PEBPT.
- Se deslinde las responsabilidades derivadas de las indemnizaciones efectuadas.
- En la fase de Inversión de los Proyectos de Defensas Ribereñas que lleve adelante la Dirección de Infraestructura, se realice la evaluación y determinación debidamente sustentada de las afectaciones que resulten de las mismas para la implementación de las acciones convenientes, previas a la ejecución de las obras.
La información detallada del estado situacional de los predios se muestra en los Anexos N° 4 y N° 5, así como el Plano N° 1 del Anexo N° 6.
ACTIVIDAD N° 30
INSPECCIONES Y MONITOREO DEL DIQUE
30.1 En el mes de noviembre se ha implementado la segunda inspección de monitoreo del dique de las defensas ribereñas del río Zarumilla, la misma que se realizó con la participación de una brigada de topografía.
30.2 A solicitud de la Cámara de Comercio de Zarumilla y Aguas Verdes, así como autoridades de la zona, entre los días 2 y 3 de diciembre se realizó el recorrido por el cauce del río Zarumilla, a fin de determinar las zonas vulnerables del río y establecer la prioridad de las obras requeridas, ante la posible ocurrencia del fenómeno El Niño.
ACTIVIDAD N° 31
COLOCACIÓN DE BLOQUES EN CORONA DEL DIQUE
31.1 La actividad correspondía desarrollarla entre los meses de noviembre y diciembre de 2014, al término de la construcción del camino paralelo al dique; sin embargo, debido al estado situacional del saneamiento de los predios indemnizados para la construcción del dique de la margen derecha del río Zarumilla, esta actividad será postergada, hasta que se concluya con dicho saneamiento que no se realizó oportunamente durante la ejecución de la obra.
ACTIVIDAD N° 32
MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN EN DIQUE
32.1 Es necesario precisar que la señalización ejecutada en la defensa ribereña del río Zarumilla ha sido deteriorada por los vehículos que transitan por ella, razón por la cual es necesario reponer casi la totalidad de dichas señales, labor que no se ha podido ejecutar en el presente año, debido al recorte presupuestal en la actividad; por tanto, se ha considerado desarrollarla en el año 2015.
ACTIVIDAD N° 33
ENROCADO DEL DIQUE MARGEN DERECHA DEL RIO ZARUMILLA AGUAS ABAJO DE LA BOCATOMA LA PALMA
33.1 Actividad concluida, habiéndose desempeñado como Ingeniero Residente César Dávalos del Carpio e Ingeniero Inspector de Obra, Waldir Pérez Cuba.
ACTIVIDAD N° 34
HABILITACIÓN DE CAMINO PARALELO AL DIQUE DE LA DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO ZARUMILLA.
34.1 Conforme se indicó líneas arriba y en virtud al Informe N° 049/2014-MINAGRI-PEBPT-D.EST. del 15 de mayo de 2014, esta actividad quedó postergada hasta que se concluya las actividades de saneamiento físico legal de los terrenos indemnizados por la construcción de la obra defensas ribereñas del rio Zarumilla.
34.2 A la fecha se viene desarrollando un Proyecto de Inversión Pública para brindar seguridad a la defensa ribereña que incluye la construcción del camino de vigilancia, para lo cual se ha levantado la información básica.
VII. PROCESAMIENTO DE MAPAS TEMÁTICOS PEBPT
ACTIVIDAD N° 35
PROCESAMIENTO DE MAPAS TEMÁTICOS PEBPT
35.1 Debido a la prioridad otorgada a la elaboración de las fichas técnicas de prevención ante la posible ocurrencia del Fenómeno El Niño, se postergó el avance de esta actividad; sin embargo, se ha elaborado ocho (08) mapas temáticos que corresponden a:
- Estudio de Prefactibilidad Puyango – Tumbes entre Perú y Ecuador; Mapa de Vías de Comunicación
- Estudio de Prefactibilidad Puyango – Tumbes entre Perú y Ecuador; Alternativa IV
- Estudio de Prefactibilidad Puyango – Tumbes entre Perú y Ecuador; Alternativa V
- Irrigación Binacional Puyango Tumbes e Irrigación Margen Derecha del río Tumbes
- Irrigación Binacional
- Riego y Drenaje, Superficies Bajo Riego en área de Estudio
- Red de Monitoreo Superficial
- Mapa de Cuencas y Subcuencas Principales
VIII. ARCHIVO TÉCNICO
ACTIVIDAD N° 36
RECEPCIÓN, REVISIÓN Y ORGANIZACIÓN DE INFORMACIÓN 2013
36.1 Se continúa el proceso de ingreso y ordenamiento de información al Archivo Técnico PEBPT.
IX. OTRAS ACTIVIDADES NO PREVISTAS EN EL PLAN DE TRABAJO 2014.
ACTIVIDAD N° 37
PARTICIPACIÓN EN EL GRUPO TÉCNICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CANAL DE ZARUMILLA Y LA UTILIZACIÓN DE SUS AGUAS
37.1 El día 24 de septiembre se desarrolló la Reunión de los Grupos Técnicos de la Comisión Binacional Permanente para la Administración del Canal de Zarumilla y la Utilización de sus Aguas, preparatoria para la X Reunión de la Comisión Binacional Permanente.
37.2 El día 24 de septiembre se desarrolló en la ciudad de Tumbes, la X Reunión de la Comisión Binacional Permanente para la Administración del Canal de Zarumilla y la Utilización de sus Aguas, suscribiéndose el Acta correspondiente que considera 14 Resoluciones y 8 Recomendaciones, las mismas que deben ser implementadas por los Operadores de Perú y Ecuador.
ACTIVIDAD N° 38
PARTICIPACIÓN EN EL ARBITRAJE QUE SE SIGUE CON EL CONSORCIO FRONTERIZO
38.1 Asistencia a la Audiencia de Pruebas y Sustentación de la Pericia presentada por el Consorcio Fronterizo, desarrollándose las actividades siguientes:
Reunión en las Oficinas del Estudio Jurídico Echecopar, con el objeto de absolver las consultas formuladas por los especialistas del Estudio Jurídico Echecopar, contratado para llevar adelante el Arbitraje, en representación de la República de Ecuador; en esta reunión participaron: Representantes de la Procuraduría MINAGRI – Perú: Abog. Carlos Molina, Abog. Karen Loarte. Representantes del Estudio Echecopar: Abogados Javier Belaunde, Natalia Mori, Hugo Alonso, Alex Conde, Jorge Danos y el Ing. José Velásquez.
Posteriormente se sostuvo reunión con los representantes de la Procuraduría de Ecuador. Abog. Blanca Gómez y Abog. Yanina Osejo, así como el representante de la Subsecretaría de Riego y Drenaje Ing. Jorge Torres.
Participación en la reunión preparatoria, con participación de los testigos ofrecidos en el marco del arbitraje seguido; participaron:
Por la Procuraduría de Ecuador: Abog. Blanca Gómez y Abog. Yanina Osejo.
Por la Subsecretaría de Riego y Drenaje Ecuador: Ing. Jorge Torres.
Otros testigos Ecuador: Abog. Diego Pazmiño, Ing. Pablo Lloret.
Por la Procuraduría Perú: Abog. Marco La Rosa, Abog. Carlos Molina, Abog. Karen Loarte.
Por el PEBPT: Ing. Jaime Otiniano.
Otros Testigos Perú: Abog. David Dumet
Por Estudio Jurídico Echecopar: Abogados Javier Belaunde, Natalia Mori, Hugo Alonso, Jorge Danos, Alex Conde e Ing. José Velásquez.
Audiencia de testimonial con participación del Tribunal Arbitral, representantes de la Procuraduría de Perú y Ecuador y representantes del Estudio Jurídico Echecopar.
Sustentación de la pericia de parte presentada por el Consorcio Fronterizo, en el marco del arbitraje seguido.
38.2 Coordinación en la ciudad de Lima con especialistas de diferentes disciplinas para evaluar el avance del Estudio de Factibilidad presentado por el CF, determinación de las actividades faltantes, establecimiento de los Términos de referencia para concluir el estudio de factibilidad y establecimiento de los cronogramas de trabajo y presupuesto correspondiente.
40.1 Continúa la participación de profesionales de la Dirección de Estudios en calidad de Presidentes de los Comités Especiales encargados de conducir los Procesos de Selección:
- SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DENOMINADO INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA LAS INUNDACIONES EN LAS LOCALIDADES DE LA PALMA - CANARIO II, MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO ZARUMILLA (PROGRESIVA 0+120 – 11+550) EN LOS DISTRITOS DE PAPAYAL Y AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA- TUMBES.
- SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA CONSTRUCCIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO ZARUMILLA, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE PUEBLO NUEVO Y BOCATOMA LA PALMA – PAPAYAL – ZARUMILLA.
Usted está aquí: Home Actividades del PEBPT Act. OPPS ACTIVIDADES DESARROLLADAS - DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y SUPERVISIÓN PEBPT / NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2014

References: artículo 15
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución