Source: http://docplayer.it/18405402-Fondo-di-sviluppo-e-coesione-2007-2013-accordo-di-programma-quadro.html
Timestamp: 2018-06-21 07:23:16+00:00

Document:
Fondo di Sviluppo e Coesione Accordo di Programma Quadro - PDF
Fondo di Sviluppo e Coesione Accordo di Programma Quadro
Download "Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013. Accordo di Programma Quadro"
1 Dipartimento per lo Sviluppo Ministero dell Ambiente della T e la Coesione Economica del Territorio e del Mare Art.10 legge n.125/2013 Regione Molise Fondo di Sviluppo e Coesione Accordo di Programma Quadro Gestione dei Rifiuti Urbani ARTICOLATO Roma, 14 ottobre 2014
2 VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi ; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modifiche e integrazioni concernente Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili ; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale; VISTO l articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni che definisce gli strumenti di programmazione negoziata; VISTA, in particolare, la lettera c) del medesimo comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell Accordo di Programma Quadro quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all attuazione di una Intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l Accordo di Programma deve contenere; VISTO l articolo 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l articolo 10, comma 5 del DPR 20 aprile 1994, n. 367; VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni, recente Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa ; VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante Misure urgenti per lo snellimento dell attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo ; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recente Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; VISTA la legge 30 giugno 1998, n. 208 Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse ; VISTI gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n.208/1998 e al Fondo istituito dall articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si 1
3 dà unità programmatica e finanziaria all insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell articolo 119, comma 5 della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese; VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 29 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull Intesa Istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera e), comma 203, dell articolo 2 della legge n. 662/1996; VISTO l articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in cui si prevede, tra l altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costituire presso il CIPE; VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali ; VISTA la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (banca dati investimenti pubblici: codifica) che prevede l approfondimento delle problematiche connesse all adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa; VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell articolo 11 della legge n. 3/2002 Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione ; VISTA la legge 16 gennaio 2003, n.3 recante Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione e in particolare l articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici) che prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1 gennaio 2003 sia dotato di un Codice unico di progetto che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE; VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modificazioni e integrazioni e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", ed, in particolare, l art. 22, comma 2, che prevede l individuazione degli interventi considerati utili ai fini del superamento del deficit infrastrutturale all interno del programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443; VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 Legge di contabilità e finanza pubblica, come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39; 2
4 VISTO l articolo 7, commi 26 e 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce, tra l altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (ora Fondo per lo Sviluppo e la Coesione), prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico; VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 recante Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, ed in particolare l art.3 riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari ; VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163; VISTA la delibera CIPE 22 marzo 2006 n. 14, con la quale sono state definite le procedure da seguire per la programmazione degli interventi e gli adempimenti da rispettare per l attribuzione delle risorse FAS da ricomprendere nell ambito dell Intesa Istituzionale di Programma e dei relativi APQ; VISTA la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate ; VISTO in particolare, il punto 2.2 della Delibera CIPE n. 166/2007, riguardante le modalità attuative del QSN; VISTO, in particolare, l art. 8 della predetta delibera CIPE n. 166/2007, che prevede l unificazione dei sistemi centrali di monitoraggio esistenti e l adozione di regole e procedure comuni, mediante un processo di omogeneizzazione sia della tipologia dei dati sia delle procedure di rilevazione, trasmissione e controllo; VISTO, in particolare il punto 8.2 Sistema di gestione e controllo e di verifica e l Allegato 6 della stessa delibera n. 166/2007 che individua l UVER quale Organismo di verifica del Sistema di Gestione e Controllo; DATO ATTO che la Regione Molise si avvale del sistema informativo centrale SGC FAS (SIGECO) (Sistema Gestione e Controllo) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico; VISTA la Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il Manuale Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS, trasmessa alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano con nota n del 20 ottobre 2010; VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229 recante Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti ; 3
5 VISTA la delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 1 recante Aggiornamento dotazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate, assegnazione risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007 ; VISTA la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n.1 recante obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000/2006 e 2007/2013; VISTA la delibera CIPE 3 agosto 2011, n. 63 (G.U. n. 9 del 12 gennaio 2012) di presa d atto del Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Molise a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) ; VISTA la deliberazione n. 605 del 4 agosto 2011 con cui la Giunta regionale del Molise, nel prendere atto della decisione del CIPE di cui alla delibera n. 63/2011, ha approvato il Programma Attuativo Regionale a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ; VISTO il Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Molise a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ; DATO ATTO che nel PAR Molise , nell ambito dell Asse III Ambiente e Territorio è prevista la Linea di Intervento III.C Gestione dei Rifiuti Urbani, in coerenza con la priorità 3 del Quadro Strategico Nazionale QSN e con la priorità A.1.3 del Piano nazionale per il Sud, da attuare mediante Accordo di Programma Quadro (APQ), che concorre alla realizzazione della strategia del QSN per la politica regionale di sviluppo in materia di Obiettivi di Servizio, in particolare l Obiettivo Rifiuti urbani ; VISTA la delibera CIPE 8 marzo 2013, n. 14 (G.U. n. 140 del 17 giugno 2013), concernente Fondo per lo Sviluppo e la Coesione attuazione dell articolo 16 comma 2 del decreto-legge n. 95/2012 (riduzioni di spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la disciplina del funzionamento del Fondo ; VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Molise n. 362 del 26 luglio 2013 relativa all aggiornamento programmatico e finanziario del PAR Molise in attuazione delle delibere del CIPE n. 8 e n. 12 del 20 gennaio 2012 e n. 14 dell 8 marzo 2013; DATO ATTO che l aggiornamento programmatico e finanziario del PAR Molise non interessa la Linea di Intervento III.C Gestione dei Rifiuti Urbani dell Asse III Ambiente e Territorio che conserva la dotazione finanziaria originaria pari a 19,70 milioni di euro; VISTA la deliberazione n. 95 del 15 marzo 2014 con cui la Giunta regionale del Molise ha approvato il primo Programma degli interventi del Piano-Programma finalizzato a promuovere e potenziare lo sviluppo di sistemi di raccolta differenziata porta a porta e di prossimità in tutti i Comuni della Regione, del valore complessivo pari ad euro ,38, di cui euro ,22 di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) relative alla Linea di Intervento III.C "Gestione dei rifiuti urbani" dell Asse III del PAR, euro ,57 di risorse FSC riferite al premio intermedio collegato all Obiettivo di servizio Rifiuti urbani, assegnate dalla 4
6 delibera CIPE n. 79/2012, euro ,86 di risorse del Ministero dell Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (Legge n. 244/2007) nell ambito dell Accordo con il CONAI, euro ,73 di risorse Comunali ed euro ,00 di altre risorse regionali; VISTA la delibera CIPE 11 luglio 2012, n. 79 (G.U. n. 255 del ), recante Fondo per lo sviluppo e la Coesione Revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli «Obiettivi di Servizio» e riparto delle risorse residue che ha assegnato al Molise premi intermedi per complessivi euro ,00, di cui euro ,00 per l Obiettivo di Servizio Rifiuti urbani e risorse residue, al netto del contributo di solidarietà destinato al finanziamento di interventi per le scuole danneggiate dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 nella regione Emilia Romagna, pari ad euro ,00; DATO ATTO che la stessa delibera CIPE n. 79/2012 dispone che: - i premi intermedi devono essere di norma utilizzati per l obiettivo di riferimento a cui il premio si riferisce; - le risorse residue dovranno essere utilizzate per uno o più degli ambiti degli Obiettivi di servizio, sulla base dei risultati già conseguiti o conseguibili rispetto ai target previsti e in relazione a interventi già realizzati, in corso e previsti per il conseguimento degli obiettivi di ciascun ambito, con tutte le fonti ordinarie e aggiuntive di riferimento; - in fase di aggiornamento del Piano di Azione degli «Obiettivi di servizio», il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, concorderà con le singole amministrazioni regionali, sulla base di appropriata istruttoria tecnica, le schede di utilizzo dei premi intermedi e delle risorse residue che costituiranno poi allegati del Piano di Azione degli «Obiettivi di servizio» per la singola Amministrazione; DATO ATTO, altresì, che è ancora in corso l istruttoria tecnica per l utilizzo delle risorse relative al premio intermedio per l Obiettivo di servizio Rifiuti urbani e che, pertanto, il presente Accordo sarà relativo ai soli interventi del Programma approvato con la suddetta deliberazione della Giunta regionale del Molise n. 95/2014 posti a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) riferite alla Linea di Intervento III.C "Gestione dei rifiuti urbani" dell Asse III del PAR, delle risorse del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Legge n. 244/2007) nell ambito dell Accordo con il CONAI, di risorse Comunali ed di altre risorse regionali; VISTA la delibera CIPE 23 marzo 2012, n. 41 (G.U. n. 138 del 15 giugno 2012), concernente Fondo per lo Sviluppo e la Coesione modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013 ; VISTO, in particolare, l art 3.1 della predetta delibera CIPE n. 41/2012, che dispone che, ai fini dell attuazione degli interventi previsti, fra l altro, nella delibera CIPE n. 62/2011, nelle ipotesi nelle quali i soggetti attuatori non siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale, si procede mediante la stipula di specifici 5
7 Accordi di Programma Quadro (APQ, cosiddetti «rafforzati»), contenenti, fra l altro, la definizione di un sistema di indicatori di risultato e di realizzazione, la verifica della sostenibilità finanziaria e gestionale, le modalità di monitoraggio e di valutazione in itinere e ex post; DATO ATTO che tali APQ devono altresì prevedere appropriati sistemi di gestione e controllo degli interventi e sono sottoposti alla sorveglianza del Ministro per la coesione territoriale attraverso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, che deve verificare l efficace funzionamento di tali sistemi di gestione e controllo, anche con riferimento all ammissibilità della spesa; VISTA la nota della Regione Molise Direzione Area Seconda n /2014 del 30 luglio 2014 con cui viene richiesta la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori per la stipula dell Accordo di Programma Quadro Gestione dei Rifiuti Urbani ; VISTO il D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012; VISTA la delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21 (G.U. n. 220 del 22 settembre 2014) recante Fondo per lo Sviluppo e la Coesione Esiti della ricognizione di cui alla delibera CIPE n. 94/2013 e riprogrammazione delle risorse ; VISTO il D. M. del Ministero dell Economia e delle Finanze in data 7 agosto 2013, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 210 del 7 agosto 2013; VISTO il Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modifiche, in Legge 17 luglio 2006, n. 233; VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante disposizioni urgenti per l adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244; VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modifiche e integrazioni, concernente Istituzione del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e norme in materia di danno ambientale ; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico ; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009 n. 140 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato in data 1 ottobre 2009 sulla Gazzetta Ufficiale n. 228, VISTO il Decreto Ministeriale 2 dicembre 2009 n. 135, come modificato dal Decreto Ministeriale 21 ottobre 2010, n. 177, recante Individuazione delle strutture dirigenziali di livello non generale; VISTO l'art. 10 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'agenzia per la Coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro 6
8 delegato, e stabilisce che le funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'agenzia medesima; VISTO, altresì, il comma 9 del citato art. 10 del decreto legge n. 101/2013, che dispone che "fino all'effettiva operatività dell'agenzia, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica assicura la continuità della gestione amministrativa, nonché la tempestiva ed efficace attuazione degli adempimenti connessi alla fine del ciclo di programmazione 2007/2013 e all'avvio della programmazione 2014/2020"; VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, recante Norme in materia di organizzazione dell Amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale e successive modificazioni e integrazioni; VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2013, n. 497 con cui si è provveduto all approvazione definitiva del nuovo atto di organizzazione delle strutture dirigenziali della Giunta regionale, in applicazione dell articolo 5, comma 2, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, come modificato dall articolo 22 della legge 17 gennaio 2013, n. 4 (legge finanziaria regionale per l anno 2013); VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2013, n. 699 con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direttore d Area della Giunta regionale, ai sensi dell articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 7, e dell articolo 21, comma 3 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss. mm. e ii.; VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2014, n. 24 con cui si è provveduto alla rimodulazione dell organigramma dell apparato burocratico regionale approvato con la suddetta Deliberazione della Giunta regionale n. 497/2013; VISTA la successiva Deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2014, n. 104 con cui, a modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 699/2013, sono stati conferiti gli incarichi di Direttore delle Aree Prima e Seconda della Direzione generale della Giunta regionale, ai sensi dell articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 7, e dell articolo 21, comma 3 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss. mm. e ii.; VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell art. 16 della legge 5 maggio 2009, n.42 ; VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, art.1, comma 1, che detta Disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici e, in particolare, l articolo 3 concernente i programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e il rifinanziamento del relativo fondo di garanzia e l articolo 41 contenente misure per la velocizzazione di opere di interesse strategico; VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014); VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 148, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2014 ed il bilancio pluriennale per il triennio ; 7
9 VISTE le norme in materia di Aiuti di Stato nella fase di attuazione dei programmi operativi dei Fondi Strutturali ed del Fondo di Coesione; VISTE le griglie analitiche di valutazione relative ai finanziamenti pubblici destinati alla realizzazione delle infrastrutture per la verifica della sussistenza o meno di aiuti di Stato ai sensi dell art.107 del Trattato sul funzionamento dell Unione Europea (TFUE) elaborate dai Servizi della DG Concorrenza della CE; VISTA la nota n del 4 settembre 2014 con cui il Presidente della Regione Molise, conferma l esclusione degli interventi oggetto del presente Accordo di Programma Quadro Gestione Rifiuti Urbani, dal definanziamento in applicazione dell art.16, comma 2, del decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni, dalla legge 7/8/2012, n VISTA l Intesa Istituzionale di Programma, tra il Governo e la Regione Molise sottoscritta in data 16 febbraio 2000, così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione. Tutto ciò premesso il Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale il Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per Tutela del territorio e delle risorse idriche e la Regione Molise Direzione Generale della Giunta regionale Direzione Area Seconda stipulano il seguente ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO Articolo 1 Recepimento delle premesse e degli allegati 1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto. 2. Ne costituiscono allegati: 1. Programma degli interventi non cantierabili (allegato 1) corredato di: 1.a Relazione tecnica; 1.b Schede riferite agli interventi; 8
10 1.c Schede di monitoraggio; 1.d Piano finanziario per annualità; 1.e Scheda descrittiva del Sistema di gestione e controllo. 2. Le schede riferite agli interventi di cui all allegato 1 sono compilate all interno del sistema informativo centrale per il monitoraggio istituito presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica Presidenza del Consiglio dei Ministri (Sistema Gestione Progetti Banca Dati Unitaria). Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente Accordo di Programma Quadro si intende: a) per Accordo, l Accordo di Programma Quadro Gestione Rifiuti Urbani ; b) per Parti, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo; c) per Intervento, ciascun progetto inserito nel presente Accordo; d) per Programma di interventi, gli interventi finanziati con il presente Accordo; e) per Banca Dati Unitaria ovvero BDU e sistema gestione progetti ovvero SGP, gli applicativi informatici di monitoraggio dell attuazione degli interventi; f) per Relazione tecnica, il documento descrittivo degli interventi, in cui sono altresì indicati i risultati attesi e il cronoprogramma identificativo di tutte le fasi e relative tempistiche per la realizzazione degli stessi fino alla loro completa entrata in esercizio; g) per Scheda, la scheda, sia in versione cartacea sia in versione informatica compilabile tramite SGP e trasferita alla BDU che identifica, per gli interventi, il soggetto aggiudicatore (c.d. soggetto attuatore), il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell intervento, i dati relativi all attuazione fisica, finanziaria e procedurale, nonché gli indicatori; h) per Responsabile Unico delle Parti (RUPA), il rappresentante di ciascuna delle parti, incaricato di vigilare sull attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente Accordo dalla Parte da esso rappresentata e degli altri compiti previsti nell Accordo che, per la Regione, è individuato nel Direttore dell Area Seconda della Direzione generale della Giunta regionale, Responsabile della programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC); i) per Responsabile Unico dell Attuazione dell Accordo di Programma Quadro (RUA), il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell Accordo, che, tenuto conto della legge regionale 30 aprile 2012, n. 12, è individuato nel Direttore pro tempore del Servizio Tutela Ambientale della Direzione Area Seconda; j) per Responsabile dell Intervento (RI), il soggetto individuato nell ambito dell organizzazione del soggetto attuatore, quale "Responsabile unico del procedimento" ai sensi del DPR 5 ottobre 2010 n. 207; 9
11 k) per Soggetto Attuatore, il soggetto aggiudicatore, incaricato della realizzazione dell intervento; l) per Tavolo dei Sottoscrittori, il comitato composto dai soggetti sottoscrittori dell Accordo (RUA e RUPA) o dai loro delegati con i compiti previsti dal presente Accordo; m) per Sistema di gestione e controllo (SIGECO) il sistema di procedure individuato in ambito regionale e le relative autorità a ciò deputate che accertano la correttezza delle operazioni gestionali, la verifica delle irregolarità, la congruità e l ammissibilità della spesa; n) per Scheda SIGECO la scheda, validata dall UVER, che descrive il Sistema di cui alla lettera precedente; o) per UVER, l Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici e per UVAL l Unità di Valutazione del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica Presidenza del Consiglio dei Ministri; p) per CUP, il Codice Unico di Progetto ai sensi della legge n.3/2003. Articolo 3 Oggetto e finalità 1. Il presente Accordo ha ad oggetto: a. la progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi come individuati e disciplinati negli allegati 1, 1.a, 1.b,1.c, 1.d e 1.e. Articolo 4 Contenuto degli allegati 1. Nell allegato 1 Programma degli interventi sono riportati i seguenti elementi: il titolo di ciascun intervento, la tipologia, il soggetto attuatore, la localizzazione, il costo, l indicazione della fonte di finanziamento, lo stato della progettazione. 2. Nell allegato 1.a Relazione tecnica è riportata la descrizione di ciascun intervento. 3. Nell allegato 1.b Schede-intervento sono riportate le schede relative a ciascun intervento. 4. Nell allegato 1.c. Schede di monitoraggio recanti il Piano finanziario per annualità, conformi al tracciato SGP/BDU, è riportato il cronoprogramma e la previsione relativa al fabbisogno finanziario annuale di ciascun intervento. 5. Nell allegato 1.d è riportato il Piano finanziario per annualità complessivo. 6. Nell allegato 1.e è contenuta la descrizione del Sistema di Gestione e controllo. 10
12 Articolo 5 Copertura finanziaria 1. La copertura finanziaria degli interventi (n. 25) di cui al presente Accordo ammonta ad euro ,59 di cui: euro ,00 assicurata dalle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) riferite alla Linea di Intervento III.C "Gestione dei rifiuti urbani" dell Asse III del PAR Molise codice identificativo: 2007M0002FA009; euro ,86 assicurata dalle risorse del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Legge n. 244/2007) nell ambito dell Accordo con il CONAI; euro ,00 risorse regionali; euro ,73 altre risorse pubbliche comunali; 2. La Regione garantisce: - la sostenibilità finanziaria degli interventi, in ordine alla disponibilità di risorse per un ammontare sufficiente a garantirne la completa realizzazione; 3. Il soggetto attuatore garantisce: - la sostenibilità gestionale degli interventi, in ordine alla capacità di garantirne la piena e corretta utilizzazione, una volta ultimato; Articolo 6 Responsabile Unico delle Parti (RUPA) 1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell Accordo. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui all allegato 1.c costituisce elemento prioritario ed essenziale per l attuazione del Programma di interventi oggetto del presente Accordo. 2. In particolare le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per ciascun intervento, anche in fase di realizzazione: a. il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica garantisce l esecuzione delle attività di coordinamento e alta vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell Accordo e di tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto dell Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati di cui all art. 4, nonché l attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; b. il Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche garantisce l esecuzione delle attività e delle istruttorie tecniche necessarie al rilascio degli atti di 11
13 competenza, secondo le tempistiche di legge nonché l attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; c. la Regione Molise garantisce l esecuzione del programma degli interventi dell Accordo, con le modalità le tempistiche e le procedure indicate negli allegati di cui all art. 4; l aggiornamento dei dati di monitoraggio in SGP per il trasferimento alla BDU; il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati citati e l attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali. La medesima Regione assicura, altresì, il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e ogni altro Ente su base regionale, nonché l informazione, al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di competenza di tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti; garantisce altresì il flusso delle risorse finanziarie di competenza ed il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori compatibilmente con il vincoli indotti dal rispetto del patto di stabilità ; dei predetti vincoli e delle esigenze di trasferimento collegate al fabbisogno finanziario degli interventi, la Regione deve tenere conto nella fase di elaborazione dei propri documenti di bilancio. A tali fini, l autorità regionale competente assume i necessari impegni contabili, in relazione al proprio ordinamento e all avanzamento progettuale/realizzativo degli interventi. 3. Entro il 30 giugno di ogni anno su proposta del RUPA, sarà sottoposto all approvazione del Tavolo dei Sottoscrittori l aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti rispetto ai tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla progettazione e realizzazione delle opere, all attivazione delle occorrenti risorse e a tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto del presente Accordo. 4. Le Parti si impegnano, inoltre, a: a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa; b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall Accordo; c. eseguire, con cadenza periodica e, comunque, al fine di garantire gli adempimenti di cui alla successiva lettera d), tutte le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica dell Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi. d. procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dell Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi; e. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa. 12
14 Articolo 7 Riprogrammazione delle economie 1. Le economie riprogrammabili, ai sensi della vigente normativa, derivanti dall attuazione degli interventi individuati nel presente Accordo e opportunamente accertate dal RUA in sede di monitoraggio, sono riprogrammate dal Tavolo dei sottoscrittori, su proposta del RUPA regionale, in conformità a quanto stabilito nella delibera CIPE n. 41/2012 e n. 78/2012 e nella legge della regione Molise n. 1/2009 e ss.mm.ii. Articolo 8 Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance dell Accordo 1. Le parti convengono la costituzione del Tavolo dei sottoscrittori, composto dai firmatari, o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti dal RUPA, utili al procedere degli interventi programmati e quindi esprimere pareri in materia di: a. riattivazione o annullamento degli interventi; b. riprogrammazione di risorse ed economie; c. modifica delle coperture finanziarie degli interventi; d. promozione di atti integrativi; e. attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltanti. 2. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo s impegna a svolgere le attività di propria competenza e in particolare: a. a rispettare i termini concordati ed indicati nella scheda allegata al presente Accordo; b. ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento e, in particolare, con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente utilizzando gli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; c. a proporre, gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Tavolo dei sottoscrittori; d. ad attivare e a utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento; e. a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, secondo le modalità previste nell'accordo atte a rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo alla realizzazione degli interventi; f. ad alimentare il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPE ed in relazione alla Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il Manuale operativo sulle procedure del monitoraggio delle risorse 13
15 FAS trasmesso alle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano con nota n del 20 ottobre 2010 e s.m.i. 3. Alla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica compete l alta vigilanza sull attuazione dell Accordo, la convocazione del tavolo dei sottoscrittori, lo svolgimento di accertamenti campionari, nonché, in tutti i casi ritenuti necessari, i accertamenti specifici. Articolo 9 Responsabile Unico delle Parti Ciascun RUPA si impegna a vigilare sull attuazione di tutti gli impegni che competono alla Parte da esso rappresentata, intervenendo con i necessari poteri di impulso e di coordinamento. Il RUPA regionale assume altresì l iniziativa della riprogrammazione delle economie secondo le modalità indicate all articolo 7. Per la Regione, è individuato nel Direttore dell Area Seconda - Programmazione della Direzione Generale della Giunta regionale. Articolo 10 Responsabile Unico dell Attuazione dell Accordo (RUA) 1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull attuazione del presente Accordo, i soggetti firmatari, tenuto conto della valenza degli interventi, individuano quale responsabile unico della sua attuazione (RUA), il Direttore pro tempore del Servizio Tutela Ambientale della Direzione Area Seconda. 2. Al RUA viene conferito specificatamente il compito di: a. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori; b. coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Accordo attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione; c. promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo articolo 11, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori; d. monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione del presente Accordo secondo le modalità indicate dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica; e. coordinare il Responsabile di intervento nelle attività del presente Accordo e, in particolare, in relazione all immissione dati per l'istruttoria ed il monitoraggio degli interventi nel sistema SGP-BDU; f. assicurare e garantire il completo inserimento e la validazione dei dati di 14
16 monitoraggio nel Sistema informativo di riferimento, secondo la procedura indicata nel Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS (ora FSC); g. provvedere alla redazione del Rapporto Annuale di Monitoraggio dell Accordo le cui risultanze confluiranno all interno del rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) redatto secondo le modalità e le tempistiche previste dal citato Manuale operativo entro e non oltre il 28 febbraio dell anno successivo; h. individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei Sottoscrittori; i. comunicare ai soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti di cui al successivo articolo 11. Articolo 11 Responsabile dell attuazione dei singoli interventi (RI) 1. Il Responsabile di intervento, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 9 e 10 del DPR 5 ottobre 2010 n 207, attesta la congruità dei cronoprogrammi indicati nelle schede di monitoraggio e ne predispone la redazione, assumendo la veridicità delle informazioni in esse contenute. 2. Inoltre, nel corso del monitoraggio svolge i seguenti ulteriori compiti: a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione degli interventi attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management; b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione degli interventi; c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione degli stessi nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RUA e al RUPA gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione; d. aggiornare, con cadenza bimestrale il monitoraggio degli interventi inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento; e. trasmettere al RUA e al RUPA, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi e la proposta delle relative azioni correttive. 15
17 Articolo 12 Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato 1. Per ciascun intervento deve essere individuato almeno un: a. indicatore di realizzazione fisica/di programma, b. indicatore occupazionale, c. indicatore di risultato di programma. 2. Nel caso in cui gli indicatori di realizzazione fisica di cui al CUP prescelto non risultassero applicabili è obbligatorio inserire almeno un indicatore di programma scelto tra quelli previsti dal Programma. 3. Per ciascun indicatore di cui alle lettere a), b) del precedente punto 1, è necessario inserire: a. un valore iniziale in sede di sottoscrizione; b. un valore attuale di revisione del valore iniziale, di cui alla lettera precedente, in sede di ciascuna sessione di monitoraggio; c. un valore raggiunto in sede di ciascuna sessione di monitoraggio. Articolo 13 Valutazione in itinere ed ex post 1. In sede di Rapporto annuale di esecuzione (RAE) la Regione, attraverso il proprio Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, effettua una valutazione in itinere degli interventi inclusi nel presente Accordo. Tale valutazione integra il rapporto annuale di monitoraggio dell accordo allegato al RAE. 2. Al 31 dicembre del secondo anno successivo alla conclusione degli interventi la Regione, attraverso il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici redige un rapporto di valutazione ex post sull efficacia degli stessi e sui risultati conseguiti, registrando eventuali scostamenti rispetto agli indicatori di cui al precedente art. 12, comma1. 3. I predetti rapporti sono trasmessi all UVAL per le valutazioni di competenza. Articolo 14 Modalità di monitoraggio in itinere ed ex post 1. Il monitoraggio in itinere ed ex post è effettuato secondo le procedure indicate nelle delibere CIPE in materia e nel citato Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS (ora FSC) e successive disposizioni attuative della Direzione generale per le politica unitaria nazionale. 2. Il mancato rispetto degli adempimenti previsti, con particolare riguardo alle scadenze comporta l applicazione delle penalità previste nel citato Manuale di cui al punto precedente. 16
18 3. Del mancato adempimento si dà notizia a cura del RUPA agli organismi di valutazione dirigenziale per la valutazione delle performances del funzionario responsabile. Articolo 15 Attivazione ed esiti delle verifiche 1. L attuazione dell Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato. 2. Il RUA, tenendone informato il RUPA, assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento di attività valutative da parte dei soggetti di cui al punto 4 del presente articolo che, dal canto loro, si impegnano a valersene nel più rigoroso rispetto dei vincoli di riservatezza e di sensibilità commerciale. 3. Le verifiche sono attivate in concomitanza delle soglie di seguito definite: a. scostamento temporale superiore a 180 giorni rispetto alla previsione di cui al cronoprogramma inizialmente approvato; b. scostamento dei costi superiore al 20% rispetto all importo del progetto preliminare; c. mancata indicazione di incrementi nel costo realizzato degli interventi per un tempo uguale o superiore ad un anno; d. mancata indicazione di incrementi del valore conseguito dell indicatore di realizzazione fisica prescelto o di programma, in un arco temporale uguale o superiore ad un anno; e. modifica per una percentuale superiore al 20% in ciascuna versione di monitoraggio, del valore iniziale degli indicatori di realizzazione fisica o di programma. 4. Al verificarsi di una delle condizioni di cui al punto precedente, è facoltà della Direzione competente attivare una verifica diretta documentale o in loco oppure di avvalersi delle competenti strutture del Dipartimento. L attivazione delle verifiche, avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle delibere CIPE in materia ed in contradditorio con le strutture regionali che potranno presentare opportuna documentazione esplicativa relativamente ai fatti esaminati. 5. Gli esiti delle verifiche devono condurre ad un cambiamento significativo dello stato del progetto al fine di: a. rimuovere le criticità intervenute; b. prevedere un tempo congruo per verificare gli effetti di eventuali azioni correttive intraprese; c. l impossibilità a rimuovere le criticità emerse con conseguente definanziamento dell intervento e riprogrammazione delle risorse. Articolo 16 Sistema di gestione e controllo (SIGECO) 17
19 1. Il sistema di gestione e controllo (SIGECO) è descritto nell allegata scheda 1.e, sottoposta a validazione da parte dell UVER. Essa contiene: i controlli di primo livello, da esercitare in concomitanza con la gestione degli interventi e diretti a verificare la corretta esecuzione delle operazioni gestionali nonché la verifica delle irregolarità; i controlli di secondo livello, diretti a verificare la funzionalità del Sistema; l individuazione della separatezza delle competenze tra i soggetti/organi cui è demandata la responsabilità dei controlli di primo livello ed i soggetti/organi che svolgono attività istruttorie e procedimentali per la concessione ed erogazione dei finanziamenti; le procedure e l autorità regionale preposte alla dichiarazione dell ammissibilità della spesa. Articolo 17 Interventi in allegato 1- Sanzioni 1. Le Parti si danno reciprocamente atto che l esecuzione degli interventi in oggetto in tempi certi rappresenta un motivo essenziale del presente Accordo. A tali fini, le tempistiche indicate nei cronoprogrammi di cui alle schede allegate sono assunte come riferimento primario per l applicazione delle misure sanzionatorie, secondo le modalità di cui ai commi che seguono. Tali indicazioni dovranno essere necessariamente riportate nel bando di gara e/o negli atti contrattuali con il soggetto affidatario. 2. In caso di mancata aggiudicazione nei termini previsti dal cronoprogramma, allorquando il ritardo superi 90 giorni, il Tavolo dei Sottoscrittori, salvo giustificati motivi, assume l iniziativa per la revoca del finanziamento disposto in favore dell intervento di cui trattasi, dandone informativa al CIPE per le decisioni di competenza. 3. In fase di esecuzione, eventuali ritardi maturati rispetto ai tempi indicati nei cronoprogrammi, comportano l applicazione nei confronti del soggetto attuatore, di apposite penali in conformità a quanto previsto dal regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici nei confronti del soggetto appaltatore. A tal fine, il soggetto attuatore si rivale sul soggetto appaltatore, qualora ricorra la circostanza, incamerando le penali contrattualmente previste, a norma di legge. 4. L applicazione delle penali nei confronti del soggetto attuatore comporta la riduzione dei trasferimenti previsti per la copertura finanziaria degli interventi, nell importo corrispondente all ammontare delle penali medesime. 5. Nei casi più gravi di ritardo, irregolarità o inadempimento, il soggetto attuatore attiva il procedimento previsto dalla legge per la risoluzione del contratto nei confronti dell appaltatore. 18
20 6. La Regione si impegna ad inserire tali disposizioni nel disciplinare di finanziamento. 7. Nei casi di persistente ritardo, inerzia o inadempimento potranno essere adottati i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal successivo articolo 19. Articolo 18 Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempimento 1. L esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall ordinamento vigente. L inerzia, l omissione e l attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento. 2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RUA, fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, invita il soggetto al quale il ritardo, l inerzia o l inadempimento siano imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dal RUA, le iniziative a tal fine assunte e i risultati conseguiti. 3. La revoca del finanziamento non pregiudica l esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell inadempimento contestato compete, comunque, l azione di ripetizione degli oneri medesimi. Articolo 19 Ritardi e Inadempienze provvedimenti del Tavolo dei Sottoscrittori 1. Fermo quanto previsto ai precedenti articoli, qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare in tutto o in parte l attuazione degli interventi nei tempi stabiliti, e, in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore ad un periodo pari alla metà del tempo previsto per la fase di riferimento, il RUA, acquisite le informazioni del caso presso il soggetto attuatore, sottopone la questione al Tavolo dei Sottoscrittori per l adozione delle decisioni conseguenti, anche ai fini dell attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi di cui al precedente articolo Sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca dei finanziamenti. Articolo 20 Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese 1. Le Parti si danno atto che per ogni distinta fonte finanziaria restano valide, ai sensi della normativa vigente le procedure di: trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese per ogni tipologia di fonte di finanziamento. Sarà cura del RUA, su segnalazione delle parti competenti, 19
LA GIUNTA REGIONALE. BUR N.31 del 04-09-13 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE - 22/07/2013 - N 532
BUR N.31 del 04-09-13 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE - 22/07/2013 - N 532 Linea di azione I.1.1.a Approvazione dello schema di Accordo di Programma Quadro tra Ministero dello Sviluppo Economico,
Collocazione istituzionale e operatività dei Nuclei di Valutazione delle AA.CC. Roma 29 ottobre 2013. Gemma Gigli
Sostegno metodologico alle valutazioni di convenienza economico-finanziaria della spesa infrastrutturale delle Amministrazioni Centrali: avvio dell iniziativa Roma 29 ottobre 2013 Collocazione istituzionale

References: Art.10
 articolo 2
 articolo 15
 articolo 2
 articolo 10
 articolo 19
 articolo 119
 articolo 2
 articolo 1
 articolo 11
 articolo 11
 art. 22
 articolo 7
 art.3
 art. 8
 articolo 16
 art.1
 art. 10
 articolo 5
 articolo 22
 articolo 20
 articolo 21
 articolo 20
 articolo 21
 art. 16
 art.1
 articolo 3
 articolo 41
 art.107
 art.16
 Articolo 1
 Articolo 2
 Articolo 3
 Articolo 4
 Articolo 5
 Articolo 6
 art. 4
 art. 4
 Articolo 7
 Articolo 8
 Articolo 9
 articolo 7
 Articolo 10
 articolo 11
 articolo 11
 Articolo 11
 art. 9
 Articolo 12
 Articolo 13
 art. 12
 Articolo 14
 Articolo 15
 Articolo 16
 Articolo 17
 articolo 19
 Articolo 18
 Articolo 19
 Articolo 20