Source: http://docplayer.pl/1683533-Life-project-number-life11-nat-pl-423-inception-report-covering-the-project-activities-from-01-09-2012-to-30-04-2013-reporting-date-31-05-2013.html
Timestamp: 2017-05-25 23:57:56+00:00

Document:
LIFE Project Number Inception Report Covering the project activities from 01/09/2012 to 30/04/2013. Reporting Date <31/05/2013> - PDF
LIFE Project Number Inception Report Covering the project activities from 01/09/2012 to 30/04/2013. Reporting Date <31/05/2013>
Download "LIFE Project Number Inception Report Covering the project activities from 01/09/2012 to 30/04/2013. Reporting Date <31/05/2013>"
1 LIFE Project Number <LIFE11 NAT /PL/423> Inception Report Covering the project activities from 01/09/2012 to 30/04/2013 Reporting Date <31/05/2013> LIFE+ PROJECT NAME or Acronym Ochrona torfowisk alkalicznych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej (AlkFens_PL) Project location Polska Project start date: 01/09/2012 Project end date: Total budget EC contribution: (%) of eligible costs 50 Name Beneficiary Contact person Postal address Data Project 31/03/2017 Extension date: nie dotyczy Data Beneficiary KLUB PRZYRODNIKÓW Mrs Magdalena Makles Ul. 1 maja 22, PL Świebodzin Telephone , Fax: Project Website2 REQUIRED STRUCTURE: 1. Table of contents 2. List of abbreviations Executive summary (max 3 pages) General progress Assessment as to whether the project objectives and work plan are still viable Problems encountered Administrative part Description of project management Organigramme of the project team and the project management structure Partnership agreements status (incl. date of signature) and key content Technical part Actions Availability of appropriate licences and authorisations Envisaged progress until next report Financial part Putting in place of the accounting system Continued availability of co financing Costs incurred (summary by cost category and relevant comments) Annexes Partnership agreements Tabela jest/winno być Akt notarialny zakupu działki nr 117 oraz Zawiadomienie o wpisie do KW Photos Programme of kick-off meeting, Gdańsk, r Output indicators. Definicje Inception report LIFE+ 23 2. List of abbreviations KP Klub Przyrodników RDOŚ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KP MaSS Klub Przyrodników Management Support System KW Księga Wieczysta 3. Executive summary (max 3 pages) 3.1. General progress. Projekt rozpoczął się i postępuje zgodnie z harmonogramem wskazanym we wniosku. Drobne przesunięcia wskazane w części 5.3. niniejszego raportu nie wypływają na całościową realizację projektu i wynikają z dopasowania harmonogramu do rzeczywistych potrzeb. Milestones projektu: zatrudnienie niezbędnego personelu i przygotowanie materiałów promocyjnych zostały osiągnięte w zamierzonym terminie. Osiągniecie pozostałych milestones nie jest na dzień dzisiejszy w żaden sposób zagrożone (zwłaszcza w odniesieniu do zadania A3 sporządzenie projektów planów ochrony planowane do osiągnięcia do dnia r które jest zadaniem lustrzanym w stosunku do zadania A2). Jedynie zadanie A2 (opisane poniżej w części 3.3.) notuje znaczące opóźnienia wynikające z przeciągających się uzgodnień z Partnerem RDOŚ w Gdańsku. Szczegóły zostały opisane poniżej Assessment as to whether the project objectives and work plan are still viable. W ocenie własnej Beneficjenta projekt, jego cele, budżet i zakładane efekty wciąż są realne do osiągnięcia w zakładanym pierwotnie harmonogramie. Wyjątek stanowi zadanie A2, gdzie pierwotnie zakładany termin realizacji przy poniżej opisanych trudnościach wydaje się być nierealny do utrzymania. Zgodnie z poniższym opisem Beneficjent i Partner dokładają jednak starań by zadanie i jego cele zostały osiągnięte i nie spowodowały przedłużenia całego projektu Problems encountered. ZADANIE A2 wydłużenie terminu realizacji zadania Głównym problemem jaki napotkaliśmy na początku projektu to kwestia związana z zadaniami przypisanymi do jednego z partnerów RDOŚ w Gdańsku. Problem zgłaszano do Monitora Marty Kaczyńskiej drogą w dniu r. Do dnia złożenia Raportu nie uzyskano odpowiedzi. Problem był omawiany w czasie wizyty Monitora w dniach r. Sytuacja i pytania opisane w mailu kształtują się następująco: OPIS STANU PLANOWANEGO: RDOŚ Gdańsk jako partner zaplanował w projekcie do wykonania zadanie polegające na sporządzeniu 5 planów ochrony istniejących oraz 1 planowanego rezerwatu (to zadanie też miał w ramach partnerstwa sfinansować). Oznacza to jako rezultat 1 nowo utworzony rezerwat i 6 planów ochrony. W pierwotnej wersji wniosku działania te miały być prowadzone na terenach rzeczywiście istniejących rezerwatów (i 1 planowanego). Zadanie jest planowane do realizacji od III kw do III kw r. OPIS STANU PO PODPISANIU UMOWY: Na etapie oceny merytorycznej na podstawie zaleceń KE usunięto z projektu część obiektów włącznie z tymi, gdzie znajdowały się rzeczone rezerwaty. Wskaźnik realizacji jednak pozostał w Inception report LIFE+ 34 niezmienionym kształcie, gdyż uznaliśmy to za ambitny cel i zwiększenie efektu jaki wygeneruje projekt. Jednakże RDOŚ żeby zlecić wykonanie projektu planu ochrony musi najpierw utworzyć rezerwat jest to wymóg formalno-prawny państwowej jednostki budżetowej jaką jest RDOŚ (nie można wydatkować publicznych pieniędzy na nieistniejące cele ). Dlatego wspólnie z Partnerem akceptując ambitny cel - wybraliśmy nowe obiekty gdzie zadanie to ma być zrealizowane. Są to: Zapceńskie Mechowiska, Jezioro Małe Długie (N), Sulęczyno, Jezioro Krąg i Orle. OPIS PROBLEMU I SPOSÓB JEGO ROZWIĄZANIA: Z uwagi na fakt, iż na obiektach aktualnie włączonych do projektu nie ma powołanych rezerwatów aby RDOŚ mógł sporządzić plan ochrony rezerwatu najpierw trzeba je powołać (co jest wynikiem obwarowań jakimi są obłożone jednostki budżetowe Skarbu Państwa nie mogą wydatkować pieniędzy na nie istniejące cele ). Duża część powierzchni obiektów włączonych do projektu w województwie pomorskim znajduje się na gruntach prywatnych a więc powołanie rezerwatu możliwe jest dopiero po uzyskaniu zgody właścicieli/wykupie gruntu na rzecz KP/wywłaszczeniu na rzecz Skarbu Państwa. W praktyce oznacza to de facto konieczność wykupu gruntu na rzecz KP (co było zresztą planowane w ramach projektu jednakże w trakcie planowania myśleliśmy, że będziemy wykupywać tereny nie na potrzeby utworzenia rezerwatów a jako dodatkowe powierzchnie te nie wchodzące w skład rezerwatów zapewniając tym samym większą ochronę tym płatom siedliska 7230 w woj. pomorskim). Przy takich warunkach realizacja całości zadania w ciągu następnego 1,5 roku wydaje się nierealna. RDOŚ jako jednostka Skarbu Państwa realizuje swoje zdania w oparciu o zatwierdzony dwuletni budżet. Brak zach w danym okresie budżetowym środków na dane działanie w zasadzie uniemożliwia realizację zadań dodatkowych. RDOŚ w Gdańsku wprawdzie zaplanował środki i już zlecił sporządzenie planów ochrony ale na obiekty, które z projektu zostały usunięte w trakcie jego oceny. Uzyskanie dodatkowych środków z rezerwy celowej jest oczywiście możliwe (i RDOŚ zwrócił się o jej przyznanie oraz część środków uzyskał) jednakże dostępne środki nie pokryją wszystkich niezbędnych kosztów ( Euro) jakie zostały zaplanowane w projekcie dla tego partnera w czasie w jakim zadanie (A2) powinno zostać zrealizowane. Obecnie przyjęto rozwiązanie pośrednie tj. utworzenie rezerwatu w ograniczonej powierzchni (tej należącej do Skarbu Państwa) a następnie realizowanie równolegle wykupów i dołączanie wykupionych terenów do rezerwatów rozwiązanie dotyczy obiektów Zapceńskie Mechowiska, Sulęczyno, Jezioro Krąg. Mimo, iż rozwiązanie to wydaje się być nieekonomiczne (dokumentację trzeba będzie poszerzać o dane dotyczące powierzchni jakie uda się Klubowi wykupić co w przypadku RDOŚ będzie wymagało kolejnych przetargów!) jednakże mając na względzie cele jakie przyświecają realizacji Projektu zdecydowano się na pośredni wariant umożliwiający utworzenie rezerwatów (3) na gruntach Skarbu Państwa i powiększanie ich systematycznie o wykupywane grunty. Jednocześnie na pozostałych dwóch wytypowanych przez nas innych obiektach (tj. Orle i Jezioro Małe Długie) w woj. pomorskim, na których zostaną powołane rezerwaty nie zostały zaplanowane wykupy gruntów. Na tych obiektach pierwotnie planowane były działania czynnej ochrony (usuwanie drzew i krzewów, koszenie przygotowawcze, stabilizacja poziomu wody zakłóconego przez bobry, likwidacja liniowego odpływu wody z obiektu oraz metaplantacja Inception report LIFE+ 45 Skalnicy torfowiskowej). Obiekty te to w większości stanowią grunty prywatne, na których by móc utworzyć rezerwat potrzebna jest zgoda właścicieli lub ich wywłaszczenie. Najprostszym i najszybszym rozwiązaniem, które jednocześnie zapewni trwałość ochrony tych obiektów jest wykup tych terenów na rzecz KP i utworzenie na tych gruntach rezerwatów przez RDOŚ w Gdańsku. Na tych dwóch obiektach konieczne będzie zatem wykupienie najcenniejszych części obiektów, które zostaną objęte ochroną rezerwatową. Oznacza to, iż pierwotnie zakładany wskaźnik ilości wykupionych gruntów może ulec nawet podwojeniu do wartości ok. 60 ha przy jednoczesnym zachowaniu wartości zadania B1. Koszty wykupów zostały pomyślane w taki sposób by umożliwić negocjacje z właścicielami. Dotychczasowe wykupy w ramach projektu zostały dokonane poniżej pułapu cenowego jaki został założony w projekcie. Istnieje zatem wysokie prawdopodobieństwo, że grunty w ramach obiektów Orle i Jezioro Małe Długie zostaną wykupione bez konieczności zwiększania kosztów zadania B1. W tym miejscu zwracamy się z prośbą o uwzględnienie przesunięcia realizacji zadania A2 dla ww. obszarów (a zatem nie wszystkich zach w projekcie w województwie pomorskim!) na okres: III kw 2012 IV kw Jednocześnie podkreślamy, iż lustrzane zadanie A3 nie ulegnie opóźnieniom a działania ochronne planowane na tych obiektach zostaną przeprowadzone zgodnie z planem, równolegle do prac związanych z tworzeniem rezerwatów. Należy dodatkowo mieć na uwadze, że poprzez taką przebudowę zadania wskaźnikiem realizacji zadania A2 będzie nie tylko 5 zatwierdzonych planów rezerwatów a w zasadzie 5 nowo utworzonych rezerwatów, gdyż plany nie powstaną bez wcześniejszego utworzenia rezerwatu. Stąd właśnie z konieczności powołania nowych rezerwatów wynika konieczność znacznego przedłużenia okresu realizacji zadania A2. Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, że nie wpłynie to negatywnie na realizację pozostałych zadań w projekcie a w szczególności na lustrzane, analogiczne zadanie A3. W naszej ocenie zasygnalizowane powyżej problemy nie zagrażają realizacji projektu jako całości i mogą jedynie opóźnić częściowo jego realizację w zakresie tego jednego zadania (A2). W pozostałych zadaniach nie odnotowano opóźnień i problemów, które mogłyby wpłynąć na całościową realizację projektu. Niespójność treści wniosku W trakcie oceny wniosku eksperci oceniający wprowadzili zmiany w jego treści. Najważniejsze z nich to: 1) przebudowa zadania D2 (Ocena możliwości akumulacji węgla przez torfowiska alkaliczne) zdecydowane zmniejszenie zakresu działania i ograniczenie kosztów do 2000 euro oraz 2) usunięcie z wniosku części obiektów (a wraz z nimi działań i kosztów): Biebrza, Sejneńszczyzna, Dolina Słupi, Dolina Dębrzynki i Jezioro Księże. Niestety przez nieuwagę Beneficjenta zmiany we wniosku zostały wprowadzone niejednolicie, nie we wszystkich miejscach w jakich powinny. W załącznikach (pkt. 7.2) przedstawiamy prostą tabelę jest/winno być w celu wskazania wszystkich miejsc, gdzie występują oczywiste niespójności nie wpływające na konieczność przebudowywania Umowy o dofinansowanie i nie wpływają na założenia, cele i efekty projektu. Jednakże najistotniejsze jest by określić Inception report LIFE+ 56 prawidłowo kluczowe wskaźniki efektów. I tak zgodnie z danymi zawartymi w części B2a: łączna powierzchnia terenów objętych usunięciem drzew i krzewów to 136 ha (a nie jak wpisano w zadaniu C3i C4 oraz w części B1) 156 ha. ilość zatwierdzonych planów ochrony rezerwatów to 13 a nie jak wskazano w opisie zadania A2 i A3 19 oraz w części B1 16). ilość utworzonych nowych rezerwatów to 5 a nie jak zapisano w opisie zadania A2 i A3 3 (zmiana będąca wynikiem powyżej opisanego problemu). Na powyższe zmiany posiadamy dane umożliwiające dokładne wyliczenie ilości ha i sztuk pierwotnie zach w pierwszej wersji wniosku. Pozwoli to na ewentualne wykazanie, iż wnioskowane powyżej zmiany wynikają jedynie z potrzeby ujednolicenia treści wniosku. Zatwierdzenie tych zmian jest jednocześnie niezbędne z uwagi na umowę o dofinansowanie NFOŚiGW, do której jako wskaźniki realizacji zostały przeniesione błędne dane. Zgodnie ze stanowiskiem NFOŚiGW jedynie zatwierdzenie tych zmian we wniosku LIFE pozwoli na zatwierdzenie ich także we umowie z NFOŚiGW. Prosimy zatem o uwzględnienie powyższej prośby o ujednolicenie wskaźników zgodnie z rzeczywistym zakresem wniosku. 4. Administrative part 4.1. Description of project management W m terminie (między a 1.10) zatrudniono zespół realizujący projekt łącznie 10 osób na 6,7 etatach. W skład zespołu realizującego projekt zatrudniono menagera projektu w wymiarze 1 etatu, asystenta merytorycznego w wymiarze 1 etatu, dwie osoby w funkcji koordynatorów naukowych (odpowiednio 70% i 30% etatu), 4 osoby jako lokalnych ekspertów (ekologia torfowisk i fitosocjologia) odpowiednio po 40%, 2 x 70% i 60% etatu, 1 osobę na stanowisku asystenta technicznego (30% etatu) oraz księgową (30%). Rozdział etatów różni się od tego zaplanowanego we wniosku z uwagi na zmiany jakie zaszły od momentu złożenia wniosku do momentu jego rozpoczęcia. Nie zmieniając całkowitych kosztów osobowych w projekcie zmieniono nieznacznie zakres zatrudnienia zmniejszając pierwotnie planowane 6,7 etatu do 6,0. Zespół zatrudniony w ramach projektu został przeszkolony w zakresie BHP (szkolenie podstawowe oraz instruktaże stanowiskowe). Przeprowadzono 3 spotkania zespołu, w ramach których omówiono plan pracy i zadania przypisane dla każdego członka zespołu. Ustalono wewnętrzny harmonogram realizacji tych zadań oraz formę sprawozdawczości wewnętrznej na potrzeby nadzoru nad wdrażaniem powierzonych pracownikom zadań. Przygotowano i wyposażono stanowiska pracy zakupiono sprzęt oraz meble. Przeprowadzono postępowania zamówienia publicznego, wyłoniono wykonawców oraz zrealizowano zamówienia na dostawę: 1) 5 laptopów (z czego trzy przekazano zespołowi ekspertów lokalnych w Warszawie) zapytanie ofertowe z dnia r. Podstawowe wymagania sprzętowe: procesor Core i3, o min. parametrach: 2.30 GHz, 3 MB L3 Cache, Matryca przekątna min. 15 cali, Pamięć zainstalowana min. 6 GB DDR3 (1333MHz), Dysk twardy min. 500 GB (SATA II), Napęd optyczny Super Multi DVD+/-RW/RAM, Karta graficzna dedykowana, pamięć min: 1024 MB, Windows 7 Home Premium 64 bit (w polskiej wersji językowej), Dodatkowe Inception report LIFE+ 67 oprogramowanie Microsoft Office 2010 Home & Business (w polskiej wersji językowej). Umowa została podpisana w dniu r. Komputery zostały dostarczone do biura KP r. Zakupiono komputery marki Pacard Bell. 2) Drukarki wielofunkcyjnej zapytanie ofertowe z dnia r. podstawowe wymagania sprzętowe: sprzęt używany, rok produkcji nie wcześniej niż 2009, przebieg nie więcej niż kartek, technologia cyfrowa laserowa kolor i czarno-biały, obsługiwany format papieru A5R-A3, jakość drukowania dokumentów: czarno-biały x 600 dpi, kolor 600 x 600 dpi, funkcja drukowania i skanowania sieciowego, koszt tonera czarnego (oryginał) na dzień składania oferty nie więcej niż 200 zł netto, gwarancja 36 miesięcy lub kartek, certyfikowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Umowa została podpisana w dniu r. Urządzenie marki Toshiba zostało dostarczone do biura KP w dniu r. 3) dwóch samochodów (z czego jeden został przekazany zespołowi ekspertów lokalnych w Warszawie a jego koszty przyporządkowano do kosztów w ramach zadania D1 zgodnie z kosztami zami we wniosku) przetarg nieogranioczny w trybie art. 70 Kodeksu Cywilnego, ogłoszenie z dnia r. d=618 Podstawowe wymagania: Samochód fabrycznie nowy - rok produkcji 2011 lub 2012, Typ nadwozia 5-cio drzwiowe, Liczba miejsc 5, Pojemność skokowa silnika >1590 cm3 i >1990 cm3, Moc silnika 130 KM i 170 KM, Skrzynia biegów 6-cio biegowa, manualna, Napęd 4WD, NORMY ŚRODOWISKOWE: zużycie paliwa w cyklu mieszanym 6,0 l i 6,5 l, Poziom emisji CO2 150 i < 170, Norma emisji zanieczyszczeń co najmniej EURO 5. Dwie umowy na dostawę samochodów zostały podpisane r. Samochody marki Mitsubishi ASX i Outlander zostały dostarczone r. Zdjęcia samochodów znajdują się w załączniku zdjęciowym (zdj. nr 4 i 5) 4) palmtopa terenowego z oprogramowaniem (przekazano zespołowi ekspertów lokalnych w Warszawie a jego koszty przyporządkowano do kosztów w ramach zadania D1 zgodnie z kosztami zami we wniosku) zapytanie ofertowe z dnia r. Podstawowe wymagania sprzętowe: wewnętrzny odbiornik GPS, dokładność pomiaru GPS 10 m, odporność wg normy IP67, gwarancja pracy w zakresie temperatur od 20 do + 40 C, ekran umożliwiający pracę w słońcu, gniazdo USB host, waga komputera łącznie z baterią < 0,6 kg, czas pracy na naładowanej baterii 12 godzin, pamięć 4 GB z możliwością rozszerzenia, modem GSM/GPRS, gwarancja co najmniej 12 miesięczna, system operacyjny Windows Mobile lub Windows lub analogiczny, oprogramowanie do wczytywania map zainstalowane oprogramowanie Arc Pad lub analogiczne umożliwiające wczytanie map rastrowych (JPG, tif, cadrg) i warstw wektorowych shp; oprogramowanie do odczytu danych z urządzeń typu mini-diver. Umowę podpisano dnia r. Komputer marki GETAC Nautiz dostarczono do siedziby KP dnia r. 5) Stworzenie aplikacji do zarządzania projektem KP MaSS. Zapytanie ofertowe z dnia r. rozesłane drogą do potencjalnych wykonawców. Jest to aplikacja, która jest dostępna na komputerach zespołu realizującego projekt (aplikacja wymaga dostępu do internetu, gdyż jest połączona z główną bazą danych na serwerze KP) i umożliwia śledzenie postępu realizacji projektu Inception report LIFE+ 78 zarówno pod kątem finansowym jak i merytorycznym (rzeczowym). W bazie danych KP MaSS przechowywane są dane na temat zamówień publicznych, podpisanych umów, stanu ich realizacji, zapłaconych faktur przypisanych do projektu (wydzielona księgowość dowodów księgowych przypisanych do projektu), stanu osiągnięcia zakładanych wskaźników realizacji (np. ilość wykoszonych hektarów, ilość ha wykupionego gruntu czy ilość sporządzonych uproszczonych dokumentacji). Baza danych KP MaSS w trakcie realizacji będzie karmiona kolejnymi danymi co pozwoli na bieżącą kontrolę stanu zaawansowania projektu. Aplikacja została także zaprojektowana w taki sposób by umożliwiała sporządzanie raportów, które zestawiają informacje z bazy danych w postaci zadanych formularzy raportów (w tym formularzy finansowych raportów LIFE czy NFOŚiGW). Umowa została podpisana w dniu r. a pierwsza wersja aplikacji została uruchomiona na komputerach pracowników dnia r. Zrzuty ekranu zawierające informacje o wyglądzie aplikacji zostały załączone do załącznika zdjęciowego (zdj. nr ) Manager Projektu oraz asystent merytoryczny są odpowiedzialni za prowadzenie bieżących ustaleń w zakresie działań realizowanych w projekcie, biorą udział w prowadzonych postępowaniach przetargowych, zapewniają zgodność realizacji projektu z wytycznymi KE i NFOŚiGW (kwalifikowalność wydatków zwłaszcza ponoszonych przez osoby nie stacjonujące na stałe w biurze Klubu Przyrodników czyli ekspertów lokalnych), wspomagają dział księgowości w kwestiach związanych z rozliczaniem i prowadzeniem wydzielonej księgowości w ramach projektu Organigramme of the project team and the project management structure Manager projektu Magdalena Makles Asystent merytoryczny Dorota Horabik Asystent techniczny Anna Gniewczy ńska Zespół naukowo - merytoryczny Robert Stańko, Lesław Wołejko Księgowa Maria Stankiewicz Ekspert lokalny Katarzy na Kiaszewicz Ekspert lokalny Filip Jarzombkowski Ekspert lokalny Katarzy na Kotowska Ekspert lokalny Ewa Gutowska RDO Ś O lsztyn Elwira Bałdyga RDO Ś Gdańsk Izabela Sojka Inception report LIFE+ 89 Schemat organizacyjny różni się nieznacznie od tego zaprezentowanego we wniosku z uwagi na zatrudnienie dodatkowo asystenta technicznego. Osoba ta została oddelegowana w 30% do pracy w ramach projektu. Odbyło się to kosztem poziomu zaangażowania ekspertów lokalnych. Ogólna ilość etatów planowana i realizowana uległa niewielkiej zmianie obecnie jest to 6,0 etatów. Przewidywana ogólna pula środków na wydatki w kategorii koszty osobowe nie uległa zmianie 4.3. Partnership agreements status (incl. date of signature) and key content Umowa partnerska z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Olsztynie została podpisana w dniu r. Realizacja umowy zgodnie z wnioskiem nastąpi od drugiej połowy 2014 r.). Jej treść przesyłamy w załączeniu (pkt 7.1). Umowa partnerska z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku została podpisana w dniu r. Jej treść przesyłamy w załączeniu (pkt 7.1). Problemy utrudniające sfinalizowanie umowy zostały opisane w punkcie 3.3. Raportu. Tak późny termin podpisania umowy jest również przyczyną drobnego opóźnienia w złożeniu IR czekaliśmy na podpisany ze strony RDOŚ Gdańsk egzemplarz umowy by móc załączyć go do raportu. 5. Technical part Projekt dotyczy ochrony torfowisk alkalicznych na obszarze północnej Polski. Projekt obejmuje 86 płatów siedliska ( obiektów ) w 29 obszarach Natura W ramach projektu zaplanowano dla wszystkich obiektów w projekcie, które nie posiadają planów ochrony, sporządzenie dokumentacji i planów ochrony/zarządzania obszarem, w tym planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 w ich granicach oraz wykonanie dla nich podstawowych zabiegów ochronnych tj. jednorazowe przygotowawcze koszenie, wycinka drzew i krzewów, wykup najcenniejszych płatów siedlisk a także wzmocnienie populacji zagrożonego gatunku (Saxifraga hirculus) poprzez namnażanie i wysiedlanie jej osobników do istniejących populacji. Oprócz zgłaszanych problemów związanych z realizacją zadania A2 nie notuje się opóźnień i problemów, które miałyby wpływ na całość projektu i harmonogram jego realizacji Actions Działanie A1: Przygotowanie dokumentacji projektowo technicznej oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych, uzgodnienie w zakresie wykupu gruntów Stworzono bazę danych dotyczącą właścicieli gruntów - ustalono numery działek ewidencyjnych objętych projektem, rozesłano do właściwych miejscowo Starostw Powiatowych wnioski o udostępnienie informacji z ewidencji gruntów (skrócone wypisy dotyczące właścicieli i zarządców). Zwrócono się o udostępnienie danych przestrzennych dotyczących Lasów Państwowych, które umożliwią określenie numerów oddziałów i wydzieleń leśnych na terenie których podejmowane będą zabiegi ochronne (dotyczy obiektów, gdzie działania te będą wykonywane na gruntach Skarbu Państwa będących w zarządzie PGL LP). Obecnie trwają prace zmierzające do rozpoczęcia uzgodnień z osobami prywatnymi, tam gdzie tereny, na których podejmowane będą zabiegi ochronne leżą w rękach właścicieli prywatnych. Rozpoczęto działania przygotowawcze w zakresie wykupu gruntów - odwiedzono kilkudziesięciu rolników, kilka nadleśnictw, kilkanaście urzędów gmin i starostw. Z rolnikami i nadleśnictwami prowadzone były wstępne Inception report LIFE+ 910 rozmowy mające na celu zorientowanie się w oczekiwaniach właścicieli, ustalenie szans na zakup gruntów oraz pozyskanie kolejnych adresów osób potencjalnie zainteresowanych sprzedażą działek. Jednocześnie przy braku zainteresowania sprzedażą rolnicy byli informowani o możliwości korzystania z programu rolnośrodowiskowego, obowiązujących procedurach i korzyściach płynących z udziału w nim. Rozmowy wykazały konieczność powtórnej wizyty w późniejszym czasie. W efekcie przeprowadzonych rozmów uzyskano informacje dotyczące osób potencjalnie zainteresowanych sprzedażą działek w okolicach miejscowości Jabłońskie, Augustów i Podwysokie Jeleniewskie. Rozpoczęto działania przygotowawcze w zakresie działań ochrony czynnej - telefoniczne informowano o rozpoczętym projekcie, jego działaniach (koszenie, odkrzaczanie, wykupy, przygotowanie do programu rolnośrodowiskowego) a także umawiano się na spotkania konsultacyjne; dokonano weryfikacji i aktualizacji stanu wiedzy o obiektach w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i lubuskim (poprzez wizyty terenowe, ocenę stanu zachowania, weryfikację powierzchni wykonania poszczególnych działań z zakresu czynnej ochrony przyrody) - w sumie ok. 15 obiektów. Mimo to w ramach tego zadania prowadzono kameralne prace przygotowawcze, polegające na gromadzeniu danych dotyczących właścicieli gruntów, na których zaplanowane jest koszenie oraz usuwanie drzew i krzewów. Z częścią właścicieli prowadzono wstępne rozmowy. Prowadzono również poszukiwania potencjalnych wykonawców prac terenowych. Poza tym na części obiektów (Dolina Czarnej Hańczy, Puszcza Augustowska, Żytkiejmska Struga) prowadzono obserwacje terenowe (m.in. odczyty sprzętu pomiarowego), mające na celu przygotowanie do ch działań ochrony czynnej. Dodatkowo dla obiektów, gdzie działanie to jest realizowane na gruntach zarządzanych przez PGL LP (Nadleśnictwa) sporządzono porozumienia, załączniki mapowe oraz zestawienia dotyczące przyporządkowania działań ochrony czynnej do numerów działek ewidencyjnych oraz oddziałów i wydzieleń leśnych. Problemy zanotowane w czasie realizacji zadania oraz sposób ich przezwyciężania: Podczas rozmów z rolnikami wielokrotnie spotykano się z problemem obciążenia hipotecznego gruntów. Proponowanym rozwiązaniem jest zakup innego gruntu i zamiana gruntów przed zakończeniem realizacji projektu (zgodnie z art Postanowień Wspólnych). Jest to rozwiązanie stosowane w ostateczności i w sytuacjach gdy będziemy jednoznacznie pewni iż zamiana nastąpi przed zakończeniem projektu. Obiekty znajdujące się w obszarze Ostoja Wigierska zostały objęte działaniami finansowanymi z odrębnych źródeł pozyskanych przez Wigierski Park Narodowy. Rozwiązaniem jest przeniesienie działań ch na tym obiekcie na obszar sąsiadujący z Ostoją Wigierską (Puszcza Augustowska), a konkretnie na mechowiska zlokalizowane w okolicach wsi Sarnetki, znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie Wigierskiego Parku Narodowego, w granicach obszaru Natura 2000 Ostoja Augustowska. Brak zainteresowania sprzedażą gruntu na proponowanych warunkach. W takich sytuacjach wybierane są inne działki do wykupu w ramach puli zaproponowanej we Wniosku. Inception report LIFE+ 1011 Rozdrobnienie własnościowe gruntów w części przypadków ogranicza potencjalne możliwości wykupu całych obiektów (zwiększone prawdopodobieństwo, że negocjacje zakończą się wykupem jedynie fragmentów obiektów). W sytuacjach takich negocjacje powinny być prowadzone w kierunku wykupu jak najbardziej zwartych fragmentów w najcenniejszych przyrodniczo częściach obiektów Działanie A2: Sporządzenie projektów planów ochrony istniejących i projektowanych rezerwatów wraz z planami zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 w granicach obiektów w województwie pomorskim (RDOŚ Gdańsk) Rozpoczęto prace zmierzające do utworzenia rezerwatów KRUSZYNEK i MECHOWISKO RADOŚĆ na terenie obiektu Zapceńskie Mechowiska. W czasie uzgadniania treści umowy i przygotowywania raportu RDOŚ Gdańsk podjął starania utworzenia tych dwóch rezerwatów, których powierzchnia w przeważającej większości znajduje się na terenach Skarbu Państwa. 13 maja br. odbyło się posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Gdańsku, na którym opiniowane było zarządzenie w sprawie powołania rez. Mechowisko Radość (obiekt Zapceńskie Mechowiska Torfowisko Radość ), które zostało następnie w dniu r. przesłane do zatwierdzenia do Urzędu Wojewódzkiego. Rezerwat powinien zostać powołany w ciągu 1-2 miesięcy. Natomiast dnia r. dokumentacja związana z utworzeniem rezerwatu Kruszynek została rozesłana do zarządców terenu do zaopiniowania. Następnie zostanie przekazany do Wojewody w celu uzgodnienia. Po utworzeniu rezerwatów RDOŚ niezwłocznie przystąpi do zlecenia opracowania planów ochrony. Oznacza to, iż realizacja założeń umowy partnerskiej jest już częściowo realizowana a zatem prace nad uzgodnieniem jej treści idą równolegle do realizacji. Kolejnym rezerwatem, który zostanie powołany będzie rezerwat na obiekcie Sulęczyno lecz tam na części powierzchni konieczne są wykupy gruntów. Rozważanym rozwiązaniem jest powołanie rezerwatu na gruntach Skarbu Państwa a następnie poszerzenie go o wykupione grunty Działanie A3: Sporządzenie projektów planów ochrony istniejących i projektowanych rezerwatów wraz z planami zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 w granicach obiektów dla pozostałych obszarów realizacji projektu Przeprowadzone również w ramach działania A1 działania (zwłaszcza w zakresie weryfikacji i aktualizacji wiedzy o stanie obiektów i stanie zachowania płatów siedliska) mają istotne znaczenie dla realizacji tego zadania. Dodatkowo wraz z rozpoczęciem projektu rozpoczęto prace kameralne a wraz z rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego (maj 2013 r) prace terenowe związane z gromadzeniem danych niezbędnych do opracowania planów ochrony. Prace te obejmują: o przygotowanie formatu bazy danych bibliograficznych; o przygotowanie bazy danych przyrodniczych w formacie GIS o obiektach (w zakresie zróżnicowania elementów biotycznych ze Inception report LIFE+ 1112 szczególnym uwzględnieniem szaty roślinnej, stanu parametrów środowiskowych, statusu własnościowego i ochronnego, i in.); o przygotowanie i gromadzenie materiałów kartograficznych (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, plany urządzania lasu w nadleśnictwach i in.). Bazy danych są na bieżąco uzupełniane o aktywnie pozyskiwane informacje. Baza bibliograficzna obejmuje cały zakres merytoryczny i przestrzenny projektu, m.in. zróżnicowania ekologicznego i geograficznego torfowisk alkalicznych, metod i technik ich badania i ochrony, właściwości wybranych gatunków roślin zach do reintrodukcji (Saxifraga hirculus), zagadnień związanych z rolą ekosystemów torfowiskowych w bilansie gazów cieplarnianych. Baza danych przestrzennych, w formie map wektorowych i rastrowych, dotyczy głównie obiektów usytuowanych w części Polski północnej położonej na zachód od Wisły. Z uwagi na niezwykle późno rozpoczęty w tym roku okres wegetacyjny (maj 2013) zadanie planowane jest do realizacji do IV kwartału 2014 r. czyli o kwartał dłużej niż pierwotnie planowano Działanie A4: Sporządzenie uproszczonych dokumentacji do planów zarządzania obszarem w tym planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w granicach obiektów Prace nad przygotowaniem Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000 są na bieżąco monitorowane wnosimy uwagi do opracowywanych dokumentów i proponujemy zapisy, które pozwalają na przeprowadzenie działań w ramach projektu niejako z urzędu a jednocześnie zapewniają ochronę siedliska 7230 w długofalowej perspektywie. W dniu r. podpisano pierwszą umowę z właścicielem prywatnym (obiekt Dolina Pliszki ) na realizację zakresu zadania na jego własności. Umowa została zrealizowana. Na pozostałych obiektach trwają prace dotyczące zbierania danych bibliograficznych, kartograficznych i przestrzennych. Wraz z sezonem wegetacyjnym rozpoczęto także wizje terenowe pozwalające na precyzyjne określenie zakresu dokumentacji i działań koniecznych do podjęcia na danym obiekcie. Problemy zanotowane w czasie realizacji zadania oraz sposób ich przezwyciężania: Brak dostępu do danych osobowych właścicieli. Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe są informacją niejawną i starostwa powiatowe odmawiają ich udostępniania. Wyjściem z sytuacji jest rozpytywanie lokalnej ludności o kontakt do potencjalnych właścicieli gruntów Działanie B1: Zakup ziemi na cele przyrodnicze Trwają prace zmierzające do szczegółowego rozpoznania struktury własności gruntów i podpisania pierwszych umów przedwstępnych na wykup gruntów dotyczy to przede wszystkim województwa pomorskiego, gdzie planowane są do utworzenia rezerwaty. Zakupiono 12,5 ha gruntu w obiekcie Dolina Pliszki Kosobudki. Pierwotnie nie planowano na tym obiekcie wykupu. Zgodę KE na dokonanie Inception report LIFE+ 1213 zmiany uzyskano dnia 21/03/2013 pismem znak ENV.E3 MM/jv ARES (2013) Trwają działania zmierzające do zaplanowanego zakupu kolejnych 3,5 ha w województwie podlaskim w obiekcie Poszeszupie Rudawki. Zakup jest do sfinalizowania w maju Problemy zanotowane w czasie realizacji zadania oraz sposób ich przezwyciężania: Zgodnie z pkt 3.3 tiret pierwszy w celu zrealizowania zadania A2 konieczne będzie wykupienie dodatkowych gruntów. Wskaźnik realizacji zadania może sięgnąć ok. 60 ha. Jednakże z obecnie trwających negocjacji z właścicielami gruntów wynika, iż mamy szansę kupić grunty po niższych niż planowane we wniosku stawkach. Daje to możliwość zwiększenia wskaźnika bez konieczności zwiększania kosztów zadania. Konieczność wprowadzenia do Ksiąg Wieczystych zapisów zgodnych z art Postanowień Wspólnych. Dla pierwszego zakupionego gruntu (KW nr ZG1S/ /4) udało się dokonać takiego wpisu. Prosimy o ocenę czy taki wpis jest wpisem gwarantującym zgodność z art Postanowień wspólnych. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż prawo polskie nie jest prawem precedensowym a zatem wyrok dotyczący innej księgi wieczystej może nie być adekwatny do ww. Będziemy jednakże każdorazowo podejmować próby dokonania takiego wpisu do KW gruntów zakupywanych w ramach projektu. Akt notarialny zakupu działki nr 117, obręb Kosobudz, gmina Łagów, woj. lubuskie oraz Zawiadomienie o wpisie do KW załączamy do Raportu (pkt. 7.3) Działanie C1: Budowa zastawek na terenie województwa warmińsko mazurskiego (RDOS Olsztyn) Zgodnie z harmonogramem zadanie rozpocznie się w IV kwartale 2014 roku Działanie C2: Budowa zastawek na pozostałym terenie realizacji projektu Zgodnie z harmonogramem zadanie rozpocznie się w IV kwartale 2014 roku Działanie C3: Koszenie przygotowawcze w celu przywrócenia użytkowania ekstensywnego na terenie województwa warmińsko mazurskiego (RDOŚ Olsztyn) Zgodnie z harmonogramem zadanie rozpocznie się w III kwartale 2014 roku Działanie C4: Koszenie przygotowawcze w celu przywrócenia użytkowania ekstensywnego na pozostałym terenie realizacji projektu Zgodnie z harmonogramem zadanie rozpocznie się w III kwartale 2014 roku Działanie C5: Optymalizacja warunków wodnych zakłóconych przez działalność bobrów Zgodnie z harmonogramem zadanie rozpocznie się w I kwartale 2015 roku Działanie C6: Usunięcie drzew i krzewów na terenie województwa warmińsko mazurskiego (RDOS Olsztyn) Zgodnie z harmonogramem zadanie rozpocznie się w I kwartale 2015 roku. Inception report LIFE+ 1314 Action C7: Usunięcie drzew i krzewów na pozostałym terenie realizacji projektu Zgodnie z harmonogramem zadanie rozpocznie się w I kwartale 2015 roku Działanie C8: Wzmocnienie populacji i reintrodukcja (namnażanie i wprowadzanie do siedliska 7230) Saxifraga hirculus Zgodnie z harmonogramem zadanie rozpocznie się w III kwartale 2014 roku. Podjęto działania zmierzające do ustalenia warunków ubiegania się o zgodę na odstępstwo od zakazów dla gatunków chronionych roślin, ustalenia miejsc poboru próbek oraz dokładnych miejsc wsiedlania. Dodatkowo dokonano także rozpoznania rynku w zakresie ośrodków naukowych wykonujących badania genetyczne Saxifraga hirculus i które mogłyby takie badania wykonać komercyjnie na rzecz projektu oraz przystąpiono do sporządzania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania Działanie D1: Monitoring fitosocjologiczny i hydrologiczny w wybranych, modelowych obiektach Zakupiono sprzęt: samochód (Mitsubishi Outlander) oraz palmtop terenowy (Nautiz)(specyfikacja znajduje się w opisie w pkt. 4.1), 30 szt. urządzeń rejestrujących wahania poziomu wody w piezometrach (MiniDiver), 2 szt. kompaktowej modułowej stacji meteorologicznej EM50 Decagon z transmisja danych GPRS, 2 szt. misy ewaporometrycznej z rejestratorem danych, 2 szt. lizymetrów z systemem pomiaru i rejestracji ilości odcieku, 1 szt. zestawu pompowego, 1 szt. sondy EC do pomiaru zasolenia w glebie, 1 szt. przenośnego miernika wieloparametrowego z elektrodami ph, EC, tlenu, Red- Ox i elektrodami jonoselektywnymi (pełna specyfikacja sprzętu znajduje się pod podanym niżej linkiem). Zestaw powyższy jest zgodny z wnioskiem za wyjątkiem ilości MiniDiverów. We wniosku planowano po 15 szt. D-Diverów i Baro-Diverów. Z uwagi na fakt, iż D-Divery mogą również służyć jako Barodivery zdecydowano się na zakup sprzętu, który zapewni szerszy zasięg monitoringu bez uszczerbku na jego jakości. dwa przetargi nieograniczone w trybie art. 70 Kodeksu Cywilnego z dnia r. i r. Pierwszy przetarg został unieważniony z uwagi na przekroczenie oferty wartości jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Drugi przetarg zakończył się pozytywnie. mid=618 Podpisano umowę w dniu r. Sprzęt został dostarczony do siedziby Zamawiającego w dniu r. i zamontowany w terenie a pracownicy odbyli szkolenia związane z jego obsługą (7.01 i r. ). W terenie przeprowadzono weryfikację posiadanych danych dotyczących stanu płatów siedliska w ramach obiektów: Puszcza Augustowska, Uroczyska Puszczy Drawskiej, Dolina Płoni Żydowo, Żytkiejmska Struga, Wigry, Dolina Pliszki, Dolina Ilanki, Torfowiska Sandru Brdy wyznaczono lub uszczegółowiono miejsca wykonywania zabiegów (koszenie, odkrzaczanie i itp.) Wytypowanie miejsc monitoringu fitosocjologicznego i warunków wodnych 20 punktów obserwacyjnych; Inception report LIFE+ 1415 Sporządzono ankietę dotyczącą badania aspektów socjoekonomicznych działań projektu. Dane będą zbierane systematycznie wraz z podpisywaniem kolejnych porozumień z właścicielami/zarządcami gruntów. Problemy zanotowane w czasie realizacji zadania oraz sposób ich przezwyciężania: Potencjalna kradzież lub zniszczenie sprzętu terenowego. Metodą zmniejszenia ryzyka jest ukrycie montowanego sprzętu, a w niektórych sytuacjach ogrodzenie poletek badawczych, oznakowanie ich jako miejsca badawcze oraz ubezpieczenie sprzętu (na koszt KP) Działanie D2: Ocena możliwości akumulacji węgla przez torfowiska alkaliczne Rozpoczęto prace kameralne związane z gromadzeniem literatury i innych informacji niezbędnych do rozpoznania tematu i zagadnień związanych z rolą ekosystemów torfowiskowych w bilansie gazów cieplarnianych Działanie E1: Przygotowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz logotypu projektu, tablic informacyjnych oraz strony internetowej projektu. Przeprowadzono przetarg, podpisano umowę oraz odebrano jej przedmiot logotyp (por. zdjęcie nr. 10), materiały promocyjne (por. zdjęcia nr. 7), tablice informacyjne (93 szt., por. zdjęcia nr. 9,10 i 12) i stronę internetową. Zadanie w zasadzie w całości zostało zrealizowane. Pozostawiono niewielkie środki na potrzeby realizacji zadania w pozostałych latach (przede wszystkim kalendarze). W ramach materiałów promocyjnych zakupiono następujące materiały, z których każdy posiada odpowiednie oznaczenie LIFE i NFOŚiGW: kalendarze książkowe (150 szt.), kalendarze plakatowe (150 szt.), naklejki (NFOŚiGW, KP, AlkFens 85 ark.), torba materiałowa (400 szt.), Kubek termiczny (400 szt.), pamięć USB 8GB (400 szt.), Długopisy (500 szt.), notatnik (500 szt.), smycze (400 szt.), scyzoryki (100 szt.), czapki (2 rodzaje, po 20 szt.), kubki porcelanowe (50 szt.), koszulki typu T-shirt (męskie i damskie, po 100 szt.), koszulki typu polo (męskie i damskie, po 100 szt.), kurtki typu softshell (męskie i damskie, po 10 szt.), polary (20 szt.). Do IR załączono zestaw materiałów oprócz kurtek i polarów, które zostały załączone do załącznika zdjęciowego (zdj. nr. 8). Zestaw dla Monitora został przekazany w czasie spotkania w dniach Tablice informacyjne zostały ustawione w dwóch miejscach i będą systematycznie umieszczane w kolejnych w miarę realizacji działań ochronnych na tych obiektach i w miarę wykupów kolejnych gruntów. Strona internetowa ma prostą i przejrzystą strukturę i zawiera następujące informacje: aktualności, podstawowe informacje o projekcie, informacje o torfowiskach i siedlisku 7230, informacje o zespole, partnerach, instytucjach współfinansujących projekt, zakładkę pliki (gdzie przechowywane będą wszelkie materiały, które powstają w ramach projektu tj. publikacje, prezentacje, raporty etc.), zakładkę linki (gdzie umieszczono m.in. linki do stron www innych projektów LIFE związanych z ochrona torfowisk alkalicznych). Strona została uruchomiona r., istnieje w dwóch wersjach językowych i jest na bieżąco uaktualniana o kolejne treści. Inception report LIFE+ 1516 W ramach działań związanych z promocją wzięto udział w organizowanym przez NFOŚiGW Dniu Informacyjnym Life+ ( r.), podczas którego rozpowszechniano informacje o projekcie. Promocja odbywała się z wykorzystaniem gadżetów projektowych: ulotek, kalendarzy, kubków, smyczy, notatników, koszulek, toreb. Zainteresowanych projektem informowano o jego głównych założeniach i ch pracach. Informacje o projekcie rozpowszechniano również podczas jubileuszowego Zjazdu Klubu Przyrodników, który odbywał się w dniach lutego 2013 r. Ponadto niewielką część materiałów rozprowadzono wśród mieszkańców obszarów (ok. 20 kompletów), gdzie realizowany jest projekt. Materiały informacyjno - promocyjne zostały także przekazane do partnerów projektu Działanie E2: Organizacja serii warsztatów/seminariów i opracowanie Podręcznika Dobrych Praktyk w ochronie torfowisk alkalicznych Spotkanie inaugurujące projekt odbyło się r. w Gdańsku. Rozesłano zaproszenia do wszystkich zarządców (nadleśnictwa, RDLP, RDOŚ, ANR) oraz innych instytucji mogących być zainteresowanymi działaniami i tematami podejmowanymi przez projekt (w tym do koordynatorów innych projektów LIFE+). Program spotkania oraz listę obecności załączamy do raportu (pkt. 7.5) Trwają prace przygotowawcze do odbycia wyjazdu studyjnego ( r.) mającego na celu wymianę doświadczeń na temat ochrony torfowisk alkalicznych oraz realizacji projektów LIFE w Słowacji, Austrii i Włoszech Działanie E3: Przygotowanie i druk raportu dla laików i naukowego Zgodnie z harmonogramem działanie rozpocznie się pod koniec realizacji projektu w IV kwartale 2016 r Działanie F1: Ogólne zarządzanie projektem Zatrudniono zespół realizujący projekt łącznie 10 osób na 6,0 etatach. Przeprowadzono niezbędne szkolenia i instruktaże (szkolenia BHP oraz instruktarze stanowiskowe). Wyjaśnienia w zakresie zatrudnienia znajdują się w pkt. 4.1 i 4.2 Raportu. Przygotowano i wyposażono stanowiska pracy szczegóły zawarto w części 4.1 Raportu. Stworzono i uruchomiono na serwerze firmowym KP aplikację do zarządzania projektem KP MaSS. Zrzuty ekranu w czasie działania aplikacji zostały zamieszczone w załączniku zdjęciowym (pkt. 7.4, zdjęcia nr ) Złożono dwa rozliczenia częściowe do NFOŚiGW z czego jedno zostało rozliczone a środki zrefundowane (w wysokości PLN) co umożliwi finansowanie kolejnych działań. Konstrukcja finansowa projektu opiera się na finansowaniu działań na tzw. zakładkę. Środki zaliczki LIFE są wydatkowane na działania zaplanowane do realizacji w ramach umowy z NFOŚiGW a następnie przez NFOŚiGW refundowane. Pozwala to na płynność finansową Klubu Przyrodników jako organizacji pozarządowej przy jednoczesnym zapewnieniu finansowania 150% wartości przekazanej zaliczki i realizacji zadań zgodnie z m harmonogramem. Inception report LIFE+ 1617 Dzialanie F2: Przygotowanie After LIFE Conservation Plan Zgodnie z harmonogramem działanie rozpocznie się pod koniec realizacji projektu w IV kwartale 2016 r Działanie F3: Tworzenie sieci z innymi projektami Zaproszono do uczestnictwa w spotkaniu inaugurującym projekt do koordynatorów innych projektów LIFE+ z naborów z Polski. Koordynator naukowy wziął udział w spotkaniu z nowym Dyrektorem Biebrzańskiego Parku Narodowego dotyczącego realizacji projektów LIFE+ BPN (LIFE11 NAT/PL/422) oraz KP, które w dużej mierze pokrywają się tematycznie. Spotkanie miało na celu wymianę wiedzy, narzędzi do monitoringu przyrodniczego siedliska 7230 oraz innych cennych informacji merytorycznych będących cennym wkładem w realizację niniejszego projektu. Wzięto udział w międzynarodowej konferencji AWARE Aproaches in Wetland Restoration w Warszawie w dniach r. Na konferencji p. Leszek Wołejko, pracownik Klubu zatrudniony w ramach Projektu prezentował projekt i udział działań podejmowanych w jego ramach w ochronie torfowisk w Polsce. Projekt prezentowany był także w formie posteru na sesji posterowej. (por. zdj. nr. 3) Wzięto udział w wymianie doświadczeń w postaci warsztatu terenowego organizowanego w ramach projektu LIFE08 NAT/D/ Kalkmoore Brandenburgs - Preservation and restoration of base-rich to alkaline fens w dniach r. (patrz zdj. nr 6) Projekt i jego założenia były prezentowane na wielu spotkaniach nie związanych bezpośrednio z projektem: w trakcie XXI Zjazdu Klubu Przyrodników, podczas spotkania z Instytutem Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk i RDOŚ w Krakowie, podczas spotkań w ramach konsultacji społecznych planu ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego, w nadleśnictwie Lipka w czasie spotkania dotyczącego małej retencji w lasach. Trwają przygotowania do odbycia wyjazdu studyjnego ( r.) mającego na celu wymianę doświadczeń na temat ochrony torfowisk alkalicznych oraz realizacji projektów LIFE w Słowacji (projekt nr LIFE05 NAT/SK/000112), Austrii i Włoszech (LIFE06 NAT/IT/ i LIFE04 NAT/IT/000177) Availability of appropriate licences and authorisations Nie dotyczy Envisaged progress until next report. Do czasu złożenia następnego raportu praca zespołu realizującego projekt skupi się przede wszystkim na realizacji zadań A1 A4 oraz B1. Spodziewamy się znaczącej zmiany w stopniu zaawansowania tych zadań w ciągu tego okresu. Następny raport jest do złożenia z dniem r. Planowane działania i ich harmonogram czasowy został przedstawiony na poniższym wykresie Gantta. Do czasu złożenia kolejnego raportu: - zadanie A1 będzie zrealizowane w części dotyczącej przygotowania dokumentacji technicznej i uzyskania pozwoleń dla zastawek budowanych w okresie IV kwartał 2014 I kwartał 2015 oraz w zakresie uzyskania zgody na odstępstwa od zakazów dla gatunku chronionego, zostanie wyłoniony wykonawca zadania C8 oraz znane Inception report LIFE+ 1718 będą konkretne działki, które podlegać będą wykupom i zakładamy, iż do tego czasu co najmniej 70% gruntów zostanie już wykupionych. - zadanie A2 i A3 planujemy by do czasu złożenia kolejnego sprawozdania utworzone zostały 3 z 5 rezerwatów i by trwały prace nad ustanowieniem dla nich planów ochrony. - zadanie A3 planujemy zakończyć sporządzanie dokumentacji i przekazać je do odpowiednich władz. - zadanie A4 - planujemy systematycznie sporządzać dokumentacje i przekazywać je właścicielom. - Zadanie B1 planujemy systematycznie realizować zadanie i do czasu następnego raportu wykupić ok. 90% zach hektarów - zadania C1 C7 planujemy rozpocząć prace przygotowawcze tzn. wyłonienie wykonawców prac terenowych i podpisać umowy na ich wykonanie. - zadanie C8 zadanie C8 będzie w trakcie realizacji. Będzie wyłoniony wykonawca, który będzie w pod koniec okresu namnażania osobników Saxifraga hirculus i będzie się przygotowywał do wsiedlania do wcześniej wyznaczonych miejsc. - zadanie D1 bazowe dane monitoringu fitosocjologicznego i hydrologicznego będą opracowane. - zadanie D2 opracowanie na temat możliwości akumulacji węgla przez torfowiska alkaliczne zostanie opracowane i przekazane do odpowiednich władz. - zadanie E1 obecnie jest już praktycznie zakończone - Zadanie E2 i F3 - odbędą się co najmniej 3 spotkania dotyczące tematyki projektu i ochrony torfowisk w ogóle połączone z wymianą doświadczeń z innymi projektami LIFE. Wyjaśnienia dotyczące przesunięć na poniższym wykresie Gantt a. Wyjaśnienia w zakresie działań oznaczonych cyfrą w części aktualny czas realizacji : 1 Dotyczy działań: A1, B1, D1, D2 przesunięcie o jeden kwartał wynika, iż wskazane działania są realizowane przez personel Klubu Przyrodników, który został zatrudniony od r. Należy jednak pamiętać, że przesunięcie jest jedynie o miesiąc (projekt miał się rozpocząć r czyli w ostatnim miesiącu III kwartału 2012 r. ). 2 Dotyczy działania A2. Przyczyna opisana we wcześniejszych częściach raportu. 3 Dotyczy działań A3, A4. Wynika z faktu, iż okres wegetacyjny w roku 2013 rozpoczął się niezwykle późno (maj!) a zatem wiele działań terenowych również się opóźniło. Pociągnie to za sobą konieczność dłuższego zbierania danych w terenie (do listopada) a więc całość prac kameralnych związanych z tymi zadaniami również się przesunie. 4 Dotyczy działania C8 oznacza to okres realizacji całości zadania a nie jedynie metaplantacji. Obecnie przystąpiono do przygotowania dok. przetargowej i wyłonienia wykonawcy. 5 Dotyczy działania E1- umowa z wykonawca na wykonanie działań w ramach tego zadania została zakończona z początkiem lutego 2013 r. 6 Dotyczy działania E2 wybór najkorzystniejszego okresu na odbycie wizyty studyjnej padł na pierwsza połowę czerwca 2013 r. Stąd przesunięcie o miesiąc (czerwiec to ostatni miesiąc II kwartału) 7 Dotyczy działania F3 nadarzające się sposobności tj. wizyta w BPN, zaproszenie od Natur Schutz Fonds z Brandenburgii czy tez na konferencję AWARE nie pozostawiły wątpliwości co do tego, iż należy korzystać z możliwości nawiązywania szerokiej sieci kontaktów z projektami LIFE oprócz tych zach w projekcie. Stąd zmiany w harmonogramie. Prosimy o akceptację poniższych zmian. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zmiany te nie maja negatywnego wpływu na efekty projektu. Inception report LIFE+ 1819 Zadania/czas realizacji Zadanie A1 Aktualny 1 Zadanie A2 Aktualny 2 Zadanie A3 Aktualny 3 Zadanie A4 Aktualny 3 Zadanie B1 Aktualny rok kwartały 2013 rok kwartały 2014 rok kwartały 2015 rok kwartały 2016 rok kwartały 2017 rok kwartały I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Początek projektu Inception Report Progress Report Koniec projektu Zadanie C1 Zadanie C2 Zadanie C3 Zadanie C4 Zadanie C5 Zadanie C6 ZadanieC7 Zadanie C8 Zadanie D1 Zadanie D2 Zadanie E1 Zadanie E2 Zadanie E3 Zadanie F1 Zadanie F2 Zadanie F3 aktualny aktualny aktualny aktualny aktualny aktualny aktualny Aktualny 4 Aktualny 1 Aktualny 1 Aktualny 5 Aktualny 6 aktualny aktualny aktualny Aktualny 7 Inception report LIFE+ 1920 6. Financial part 6.1. Putting in place of the accounting system. W ramach projektu prowadzona jest wydzielona księgowość. Każdy dokument oznaczany jest osobnym kodem księgowym, pieczątką ze wskazaniem numeru umowy, zadania w ramach projektu, kategorii wydatku i wysokości kosztów kwalifikowanych do projektu. Prowadzona jest również osobna archiwizacja danych księgowych w aplikacji KP MaSS. Pozwala to na szybką i precyzyjną identyfikację dowodów księgowych związanych z projektem Continued availability of co financing. Współfinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest nadal aktualne. Umowa o współfinansowanie Projektu LIFE nr 613/2012/Wn50/OP-WK-LF/D została podpisana 26/09/2012 r Costs incurred (summary by cost category and relevant comments). Fill in the following table concerning the incurred project costs: Costs incurred from Budget breakdown categories Total cost in the start date to in % of total costs 1. Personnel % 2. Travel and subsistence % 3. External assistance % 4. Durable goods Infrastructure % Equipment % Prototype Land purchase / long-term lease % 6. Consumables % 7. O ther Costs % 8. O verheads % TOTAL % W części dotyczącej zakupu środków trwałych wyposażenia kwota zaplanowana w projekcie za zakup wszystkich ujętych we wniosku środków trwałych została wydana w 100%. W ramach tej kategorii zakupiono sprzęt, który został ujęty we wniosku o dofinansowanie. Sprzęt został zakupiony zgodnie z harmonogramem na początku realizacji projektu. Całość sprzętu została szczegółowo opisana w części 4.1 i Raportu. Jednocześnie zdjęto z tej kategorii pozycję związaną z zakupem tablic informacyjnych z uwagi na fakt, iż nie zostały one wciągnięte na stan środków trwałych KP i przeniesiono do kategorii materiały zużywalne. Pozostawiono jednak całkowity koszt kategorii środki trwałe na niezmienionym poziomie. Oszczędności poczynione w ramach kategorii materiały zużywalne (będące wynikiem przeprowadzonego przetargu Inception report LIFE+ 20 Pokazać jeszcze
OCHRONA TORFOWISK ALKALICZNYCH (7230) W MŁODOGLACJALNYM KRAJOBRAZIE POLSKI PÓŁNOCNEJ Kilka słów wstępu Prowadzący: KLUB PRZYRODNIKÓW Współfinansujący: LIFE+ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Bardziej szczegółowo ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin
Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Projekt i zakupy finansowane Bardziej szczegółowo Projekty Klubu Przyrodników skierowane na ochronę torfowisk
Projekty Klubu Przyrodników skierowane na ochronę torfowisk Ochrona wysokich torfowisk bałtyckich na Pomorzu Realizowany w latach 2003 2008 Pierwszy projekt LIFE realizowany w Polsce Partnerami projektu Bardziej szczegółowo Klub Przyrodników. UMOWA Nr. a, NIP:, REGON:. (jeśli dotyczy) reprezentowanym przez:
UMOWA Nr Załącznik nr 5 Zawarta w dniu... r. w Świebodzinie pomiędzy: Klubem Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, NIP: 927-15-06-791, REGON: 970002060 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym Bardziej szczegółowo Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Od początku realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził: Bardziej szczegółowo STOWARZYSZENIE CZŁOWIEK I PRZYRODA
STOWARZYSZENIE CZŁOWIEK I PRZYRODA Krzywe 62B, 16-402 Suwałki tel./fax: 87 569 10 28 www.czlowiekiprzyroda.eu e-mail: stowcip@gmail.com Krzywe, 30 lipca 2015 Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda ogłasza Bardziej szczegółowo A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów.
Zawartość, tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zgodnie z art. 20 ust. Bardziej szczegółowo Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Najistotniejsze zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ czerwiec 2009 r. 2 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Aktualizacja Bardziej szczegółowo PROGRAM. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 2013 roku
PROGRAM Tytuł programu: ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 2013 roku 1. Cel programu: Czynna ochrona wybranych gatunków chronionych Bardziej szczegółowo Zapytanie ofertowe dla zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Świebodzin, 30 października Bardziej szczegółowo WYKONANIE PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA (PLH 200004);
WYKONANIE PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA (PLH 200004); SPRAWOZDANIE Z II FAZY PRAC IV KWARTAŁ 2011 R. Warszawa, grudzień 2011 2 Spis treści: I. Przedmiot Bardziej szczegółowo Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko
Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko 1 1. Zamówienia, których szacunkowa wartość obliczona zgodnie z art. 32 35 ustawy Prawo zamówień Bardziej szczegółowo Uruchomienie i rozliczenie środków w umowach o dofinansowanie zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe
Uruchomienie i rozliczenie środków w umowach o dofinansowanie zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe Umowa o dofinasowanie podstawy prawne Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada Bardziej szczegółowo Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji Bardziej szczegółowo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
Sprawozdawczość Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Konkurs 1.4 Wypełnianie wniosku beneficjenta o płatność część sprawozdawcza 2 GENERATOR WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ PIERWSZE KROKI Skąd pobrać Bardziej szczegółowo (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)
SgL I URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ul. Niecała 2,00-098 Warszawa, tel. 22 443 14 40, faks 22 443 14 42 sekretariat.bpips@um.warszawa.pl, www.politykaspoleczna.um.warszawa.pl.. Bardziej szczegółowo ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 40/2014 z dnia 30.05.2014r. ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 1 Postanowienia ogólne Przedmiotem procedury jest Bardziej szczegółowo Zakres merytoryczny raportów - prawidłowy opis realizacji merytorycznej projektów, wskazówki dla IR
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Zakres merytoryczny raportów - prawidłowy opis realizacji merytorycznej projektów, wskazówki dla IR Szkolenie dla IR_SPPW_Warszawa_22/23.IX.2014 r. Pierwsza i podstawowa Bardziej szczegółowo FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro
Żnin, dnia 8 października 2010r. OR.3431-43 /10 A/A FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro na sprzedaż i dostawę komputerów przenośnych, drukarki laserowej oraz oprogramowania Bardziej szczegółowo Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie projektu Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie projektu Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego WSTĘP Opracowanie projektu Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego, zwanego dalej projektem Bardziej szczegółowo SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim w formie opracowania Bardziej szczegółowo na dostawę rejestratorów z radiową transmisją danych
Warszawa, dnia 17.08.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę rejestratorów z radiową transmisją danych Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 1. NAZWA Bardziej szczegółowo OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.43.2015 Kraków, 20.10.2015 r. Pan Jan Pająk Wójt Gminy Drwinia 32-709 Drwinia 57 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Bardziej szczegółowo PROCEDURA NR 8 TYTUŁ PROCEDURY MONITORING I SPRAWOZDAWCZOŚĆ
PROCEDURA NR 8 TYTUŁ PROCEDURY MONITORING I SPRAWOZDAWCZOŚĆ Procedura zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta ChełmŜy nr 144 z dn. 31.12.2007r. 2 SPIS TREŚCI: 1. CEL I ZAKRES... 3 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Bardziej szczegółowo Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
2013 2011 Zasady realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sylwia Brożyna Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. ZASADY REALIZACJI PROJEKTU Bardziej szczegółowo OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZAŁĄCZNIK NR 1 Nr sprawy: KP/05/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pozwoleń dla 120 niewielkich budowli piętrzących wodę wraz z przekazaniem praw autorskich oraz na pełnieniu nadzoru autorskiego w czasie Bardziej szczegółowo Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w projekcie
Znak sprawy: GB/DZ-MS/E1-1 Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w projekcie LIFE11 NAT/PL/422 Preservation of wetland habitats in the upper Biebrza Valley (Ochrona Bardziej szczegółowo RDOŚ-02-WOF-3231/4/ 11/10/jt Wrocław, dnia maja 2010 r.
RDOŚ-02-WOF-3231/4/ 11/10/jt Wrocław, dnia maja 2010 r. Wg rozdzielnika Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska informuje, iż jeden z wykonawców Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych Bardziej szczegółowo 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222.
projekt ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY z dnia... 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Uroczysko Koneck Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy Bardziej szczegółowo ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 14.000 euro
Tczew, dnia 26 sierpnia 2013 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 14.000 euro 1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Powiat Tczewski/ Zespół Szkół Bardziej szczegółowo Lista załączników do wniosku o dofinansowanie (do wyboru w zakresie w jakim dotyczą poszczególnego projektu):
Załącznik nr 1 do Szczegółowych zasad stanowiących załącznik do Uchwały Nr 74/927/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia24 września 2008 roku Lista załączników do wniosku o dofinansowanie (do Bardziej szczegółowo chcielibyśmy wprowadzić możliwość zwiększenia przez Prezydent Miasta
Uwagi mieszkańców/organizacji pozarządowych nadesłane przez Internet w dniach 19.04-9.05.2013 i zgłoszone na spotkaniu otwartym z mieszkańcami w dniu 9 maja br. Lp. Podmiot zgłaszający uwagę Treść uwagi Bardziej szczegółowo (do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2011 (do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Ze względu na pozytywną rekomendację wniosku o dofinansowanie projektu pt. Zawód operatora Bardziej szczegółowo ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu
ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół Programów Pomocy i Integracji Społecznej Bardziej szczegółowo Formularz raportu postępów i zasady oceny
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Formularz raportu postępów i zasady oceny Warszawa, 11 czerwca 2013 Plan wystąpienia Omówienie formularza raportu Bardziej szczegółowo Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 3 marca 2014 1
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 3 marca 2014 1 Zmiany w projektach Tryb wprowadzania zmian w projekcie: Opis sytuacji, która wymaga wprowadzenia zmian w projekcie, należy przesłać elektronicznie do opiekuna Bardziej szczegółowo ZAPYTANIE OFERTOWE (do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)
ZAPYTANIE OFERTOWE (do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Ze względu na pozytywną rekomendację wniosku o dofinansowanie projektu pt. Tworzę kompletną wizualizację Bardziej szczegółowo 3. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12 listopada 2013 r. do godz. 16.00.
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru osoby na stanowisko Koordynatora Projektu - BCC w ramach projektu Przygotowanie przez Partnerów społecznych strategii na lata 2014-2020 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Bardziej szczegółowo Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody
Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie Bardziej szczegółowo MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05-
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- BWE-AS/SP/MK/KR/WKW/2007 W związku z licznym zapytaniami beneficjentów dotyczącymi sposobu rozliczania, Bardziej szczegółowo ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.
Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Bardziej szczegółowo Projekt Mazurski wilk przedsiębiorczości współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Znak: Or.272.1.5.2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia dla Części I: Koordynator projektu praca na umowę zlecenie w okresie kwiecień 2013 r. czerwiec 2015 r. w wymiarze Bardziej szczegółowo Zmiany w projekcie i wydatki niezaplanowane ze szczególnym uwzględnieniem zagospodarowania oszczędności kursowych
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Zmiany w projekcie i wydatki niezaplanowane ze szczególnym uwzględnieniem zagospodarowania oszczędności kursowych Czyli jak zadowolić wszystkie instytucje nadzorujące Bardziej szczegółowo Zasady konstrukcji budżetu projektów typu Partnerstwa strategiczne. Anna Bielecka
Zasady konstrukcji budżetu projektów typu Partnerstwa strategiczne Anna Bielecka Zasady finansowania Zastosowanie kwot ryczałtowych i rzeczywistych Wkład własny vs. wysokość kwot ryczałtowych Proste wyliczenie Bardziej szczegółowo Przygotowanie budżetu projektu
Katowice, 17.05.2012 Przygotowanie budżetu projektu Barbara Trammer Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Źródła informacji Model Bardziej szczegółowo SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ZAPYTANIE O CENĘ SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1. Nazwa i adres Zamawiającego Nazwa: MindMade sp. z o.o. KRS 0000369320 REGON: 142608303 NIP: 7010261220 kapitał zakładowy: 1.827.850 PLN w całości opłacony Adres Bardziej szczegółowo Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach Bardziej szczegółowo ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole
HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego Bardziej szczegółowo - REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59. Str.14. Pkt Usunięcie zapisu.
Regulamin konkursu w ramach Działania 7.4 Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych) Bardziej szczegółowo 2. Specyfika zamówienia Wykaz zamawianych zdjęć został zamieszczony w Tabeli nr 1 (poniżej). Tabela nr 1. Specyfikacja zamówienia
Zapytanie ofertowe na postępowanie: Wykonanie zdjęć wybranych pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych do wykorzystania na potrzeby realizacji i promocji projektów systemowych. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015
Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pomorskohp.pl
1 z 9 2011-11-10 15:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pomorskohp.pl Gdańsk: Pełnienie funkcji terenowego kierownika projektu, Bardziej szczegółowo ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro
Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku Bardziej szczegółowo Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność
Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Co badamy? Zgodność ponoszenia wydatków z przepisami Bardziej szczegółowo 2. ASPEKTY TECHNICZNE
2. ASPEKTY TECHNICZNE Slide n 1 Program realizowany poprzez indywidualne decyzje o finansowaniu Rozporządzenie LIFE+ Umowa o udzieleniu dotacji Postanowienia Wspólne + Przepisy Szczególne Zaakceptowany Bardziej szczegółowo Tytuł programu: Powstrzymanie spadku liczebności i odbudowa populacji zagrożonych gatunków zwierząt, roślin i grzybów PROGRAM
PROGRAM populacji zagrożonych gatunków zwierząt, roślin i ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 2014 roku (działanie zgodne z punktem 6.1. Bardziej szczegółowo Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ!
Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Jednorazowa dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej będzie przyznana 22 osobom na poziomie do 20 000 zł. Podstawowe wsparcie pomostowe będzie przyznawane Bardziej szczegółowo Koszty osobowe w kosztach pośrednich w ramach projektów PO KL. Warszawa, 22 lutego 2012 r.
Koszty osobowe w kosztach pośrednich w ramach projektów PO KL Warszawa, 22 lutego 2012 r. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL koszty pośrednie mogą być różnie rozpatrywane w zależności Bardziej szczegółowo 1. Koordynator/koordynatorka projektu
Gmina Pilchowice w ramach projektu Wiejskie szkoły światowy poziom nauczania finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup Bardziej szczegółowo Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych
Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Departament Księgowości i Rozliczeń Marek Ignaczewski Warszawa, 30.01.2014 r. Przekazywanie środków Bardziej szczegółowo Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w projekcie
Znak sprawy: GB/DZ-MS/E1-3 Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w projekcie LIFE11 NAT/PL/422 Preservation of wetland habitats in the upper Biebrza Valley (Ochrona Bardziej szczegółowo Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie
Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Pawłów, 27-225 Pawłów tel. 41 272 16 20 fax. 41 272 16 20 Pawłów, dn. 11.06.2012 r. Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na Bardziej szczegółowo ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r.
ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r. sporządzony dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 1. Cel działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2009 jest: 1. promocja PROW 2007-2013 Bardziej szczegółowo FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH ZWALCZANIE GATUNKÓW INWAZYJNYCH. 14 października 2015 r.
FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZWALCZANIE GATUNKÓW INWAZYJNYCH 14 października 2015 r. Finansowanie projektów Możliwe finansowanie ze środków unijnych w ramach: Programu Operacyjnego Bardziej szczegółowo ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 19 czerwca 2013 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 19 czerwca 2013 r. W związku z realizacją projektu pn.: Budowa platformy do świadczenia e-usługi zarządzania produkcją w architekturze Cloud w modelu SaaS oraz udostępnienia Bardziej szczegółowo Aktualizacja z dnia 19 sierpnia 2013 r.
Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (w tym wynagrodzeń) obowiązujący dla konkursu na projekty z komponentem ponadnarodowym, zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku Bardziej szczegółowo PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1 Bardziej szczegółowo Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej w dziedzinie geodezji i kartografii
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna współpracuje z władzami powiatów w planowaniu budżetu wojewody, a następnie nadzoruje jego wykonanie. 1. Dotacje na realizację zadań w dziale 010 Rolnictwo Bardziej szczegółowo Klub Przyrodników. Zapytanie ofertowe dla zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Projekt i zakupy finansowane Bardziej szczegółowo Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF Kwalifikowalność wydatków dokumenty bazowe Bardziej szczegółowo Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu
W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu Bardziej szczegółowo Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność 22-23.09.2014 Najczęściej popełniane błędy w dokumentacji załączanej do wniosku o płatność Błędy w dokumentacji dotyczącej Bardziej szczegółowo Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer
Znak sprawy: SP.253.07.16 Przytoczna, dnia 20.07.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 Bardziej szczegółowo Zapytanie ofertowe Nr 23/2012 (dotyczy zakupu tablicy interaktywnej, projektora, laptopa oraz montażu tablicy i projektora)
Zespół Szkół Publicznych/ Publiczna Szkoła Podstawowa w Niekłaniu Wielkim Niekłań Wielki ul. Szkolna 4 26 220 Stąporków Tel. 41 374 40 14 www.zsp.nieklan.szkolnastrona.pl e- mail: Zapytanie ofertowe Nr Bardziej szczegółowo OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. 1. 2. 3.
Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU
PROJEKT z 21 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU z dnia... w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Barłożnia Wolsztyńska PLH300028 Bardziej szczegółowo Efekty projektów POIiŚ w kontekście zamykania programu
Efekty projektów POIiŚ w kontekście zamykania programu Plan prezentacji: Zamykanie POIiŚ - wybrane zagadnienia II. Efekty ekologiczne - wymogi określone w UoD i dokumentach programowych III. Zmiany projektów Bardziej szczegółowo Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu Załącznik do Uchwały Nr 14/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
Kryteria wyboru podmiotów ubiegających się o pomoc na wsparcie przygotowawcze w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Bardziej szczegółowo Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Dom Szkoleń i Doradztwa Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE DSD/01/2011/A Kraków, 21.11.2011r. W związku z realizowaniem Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Bardziej szczegółowo Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe
Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania Bardziej szczegółowo OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres do
Formularz ofertowy. Pieczęć Wykonawcy OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres e-mail do korespondencji: @... Muzeum Sztuki Nowoczesnej Bardziej szczegółowo JAK REALIZOWAĆ INICJATYWY?
Rzeszów, 01/10/2015 r. JAK REALIZOWAĆ INICJATYWY? Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treść prezentacji odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Pro Bardziej szczegółowo Centrum Rekreacyjno Szkoleniowe przy Szkole w Kliczkowie Wielkim
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów promocyjnych i informacyjnych w ramach promocji projektu pn.: Przebudowa części I piętra Szkoły Podstawowej na Centrum Rekreacyjno Szkoleniowe przy Szkole w Kliczkowie Bardziej szczegółowo LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE OPIS STANOWISK PRECYZUJĄCYCH PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH Opracowała: Anna Łapińska PUCK, czerwiec 2010 O P I S S T A Bardziej szczegółowo Realizacja projektów w latach 2013-2014
Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie Bardziej szczegółowo www.cyfrowaszkola.men.gov.pl www.facebook.com/epodreczniki
Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania t e c h n o l o g i i informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa Szkoła Podstawa prawna: Uchwała Nr 40/2012 Rady Ministrów z Bardziej szczegółowo 04/2014/EFS/ZO/12 Tychy, 16-04-2014
0/201/EFS/ZO/12 Tychy, 16-0-201 Zespół Szkół Specjalnych nr 8 ul. Edukacji 21 3-100 Tychy ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach realizuje projekt finansowany ze środków Bardziej szczegółowo REGULAMIN REKRUTACJI
REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Programowanie sukcesu w biznesie poprzez doskonalenie kompetencji pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Programowanie sukcesu w biznesie Bardziej szczegółowo Współfinansowanie projektów LIFE+ ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Współfinansowanie projektów LIFE+ ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Justyna Koźbiał Wydz. Przyrodniczych Projektów UE Warsztaty pisania wniosków LIFE+ Program priorytetowy Bardziej szczegółowo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, tel. 63 26 83 032, Bardziej szczegółowo I. 1) NAZWA I ADRES: Ptaki Polskie, ul. Kościuszki 26/11, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 58 719 12 28, faks 58 719 12 28.
Goniądz: Usługa internetowej kampanii medialnej w ramach projektu pod nazwą Bądź na ptak! Ogólnopolska kampania wiedzy i edukacji przyrodniczej, etap 2, zwana dalej Kampanią Bądź na ptak! Numer ogłoszenia: Bardziej szczegółowo KONTROLA NA POZIOMIE KRAJOWYM Z ART. 16 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1080/2006
Z ART. 16 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1080/2006 Dolnośląski Urząd Wojewódzki Lubuski Urząd Wojewódzki www.sn-pl.eu System Kontroli z art. 16 ( I stopnia) Kontrolerzy z art. 16 są wyznaczani przez każde państwo Bardziej szczegółowo http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=248972&rok=20...
Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 245316-2011 z dnia 2011-08-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Orneta Zadanie obejmuje kompleksowe opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego, informacyjno-promocyjnego Bardziej szczegółowo I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, woj. podlaskie, tel. 085 7110900, faks 085
1 z 5 2011-11-07 15:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zso.sokolka.com/przetarg_2011.htm Sokółka: Usługa zarządzania projektem Bardziej szczegółowo Ulan-Majorat: Zatrudnienie koordynatora, księgowej, pracownika
Ulan-Majorat: Zatrudnienie koordynatora, księgowej, pracownika administracyjno-biurowego w ramach projektu pn. Kolorowe przedszkola szansą dla dzieci wiejskich Numer ogłoszenia: 49380-2011; data zamieszczenia: Bardziej szczegółowo FORMULARZ WNIOSKU Marta Wronka
FORMULARZ WNIOSKU Marta Wronka Wydział ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NA DOBRY POCZĄTEK Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 z dnia 11 Bardziej szczegółowo Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

References: art. 70
 art. 70
 art. 20
 art. 32
 art. 175
 art. 19
 art. 4
 ART. 16
 ART. 16
 art. 16
 art. 16