Source: https://www.bfw-mitteldeutschland.de/aktivitaeten/veranstaltungen/24496-nachtragsmanagement-nachweis-und-pruefung-aus-baubetrieblicher-sicht/
Timestamp: 2019-06-20 19:17:10+00:00

Document:
Nachtragsmanagement - Nachweis und Prüfung aus baubetrieblicher Sicht! - BFW Mitteldeutschland (Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen) e.V.
HomeNetzwerkeVeranstaltungenNachtragsmanagement – Nachweis und Prüfung aus baubetrieblicher Sicht!
Die Geltendmachung von Nachtragsforderungen ist heute üblich, da es immer wieder zu erforderlichen Änderungen oder zusätzlichen Leistungen bei der Ausführung kommt, die bei der Ausschreibung nicht bekannt waren. Da die Nachtrags­forderungen nach Vertragsabschluss außerhalb des Wettbewerbs geltend gemacht werden, hat die VOB/B das Prinzip der Preisfortschreibung „Guter Preis bleibt guter Preis, schlechter Preis bleibt schlechter Preis“ entwickelt. Mit dem neuen Bauvertragsrecht, welches ab dem 01.01.2018 gemäß BGB anzuwenden ist, wurde das einseitige Anordnungsrechts des Auftraggebers, welches es bisher nicht im BGB, sondern nur in der VOB/B gab, eingeführt. Als Folge dieses Anordnungsrechtes wurde dann im BGB auch die Vergütung dieser Nachtrags­leistungen geregelt. Darin ist die Vergütung mit der Formulierung „tatsächlich erforderliche Kosten“ vorgegeben worden, welche grundsätzlich anders ist als die Preisfortschreibung gemäß VOB/B. Weiterhin wird aus baubetrieblicher Sicht erläutert, wie Vergütungsanpassungen bei Mengenabweichungen und ein Gemeinkostenausgleich zu berechnen sind. Schließlich wird aus baubetrieblicher Sicht erläutert, wie die Eskalation des Bauvertrages, die Kündigung, abzurechnen ist.
a. VOB und BGB
b. Nachweis- und Prüfungspflichten
Grundsätze der Kalkulation
a. § 1 Abs. 3 und 4 VOB/B: Leistungsbestimmungsrecht des Auftraggebers
b. § 2 Abs. 5 VOB/B: Grundsätze der Preisfortschreibung bei geänderten Leistungen
c. Lohn- und Stoffpreisänderung durch Bauzeitverschiebung
d. § 2 Abs. 6 VOB/B: Besondere Vergütung für zusätzliche Leistungen
e. Praxisbeispiele
a. § 650a BGB: Bauvertrag
b. § 650b BGB: Änderung des Vertrags; Anordnungsrecht des Bestellers
c. § 650c BGB: Vergütungsanpassung bei Anordnungen
d. ortsübliche und angemessen Vergütung gemäß § 632 BGB
e. tatsächliche Kosten
f. tatsächlich erforderliche Kosten gemäß § 650c BGB
a. § 2 Abs. 3 VOB/B: Mengenänderungen
b. projektbezogener Gemeinkostenausgleich
Teilkündigungen und Gesamtkündigungen
a. § 2 Abs. 4 VOB/B: Selbstübernahmen durch den Auftraggeber
b. § 6 Abs. 7 VOB/B: Kündigung bei 3-monatiger Unterbrechung
c. § 8 Abs. 1 VOB/B: Freie Kündigung durch den Auftraggeber
d. § 8 Abs. 3, 4 und 5 VOB/B: Kündigung durch den Auftraggeber aus wichtigem Grund
e. § 9 VOB/B: Kündigung durch den Auftragnehmer
a. § 2 Abs. 7 VOB/B: Pauschalpreise
b. § 2 Abs. 8 VOB/B: Leistungen ohne Auftrag
c. § 2 Abs. 9 VOB/B: Planungsleistungen
d. § 2 Abs. 10 VOB/B: Stundenlohnarbeiten
Wirtschaftsmediation, Schlichtung, Adjudikation, Schiedsgutachten und Schiedsgericht
Bauherrenvertreter, Architekten und Ingenieure, welche Bau­überwachung oder Projektsteuerung durchführen
Baubetriebliches Ingenieurbüro Bötzkes,
Herr Bötzkes ist von der Ingenieurkammer Niedersachsen öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Bauablaufstörungen und Inhaber des Unternehmens: Baubetriebliches Ingenieurbüro Bötzkes (BIB) in Braunschweig. Für die am Bau Beteiligten erstattet er Privat-, Schieds- und Gerichtsgutachten zu Bauablaufstörungen, Nachtragsmanagement, verzögerter Vergabe, Terminplanung und Kündigungsabrechnung. Darüber hinaus leitet er als Dozent Fachseminare für Bauindustrieverbände, Ingenieurkammern, öffentliche Bauverwaltungen sowie Bauunternehmen und ist Fachautor baubetrieblicher Veröffentlichungen. Schließlich wurde der Sachverständige als Streitlöser durch den Deutschen Beton- und Bautechnik-Verein e. V. und die Deutsche Gesellschaft für Baurecht e. V. sowie durch die Deutsche Gesellschaft für Außergerichtliche Streitbeilegung in der Bau- und Immobilienwirtschaft e. V. in die Streitlöserlisten für Schlichtung, Adjudikation, Schiedsgericht und Schiedsgutachtenverfahren aufgenommen.
Bitte füllen Sie diese Anmeldung zum Seminar "Nachtragsmanagement – Nachweis und Prüfung aus baubetrieblicher Sicht“ aus und senden Sie diese per Mail, Fax oder postalisch an den BFW Landesverband Mitteldeutschland e.V. zurück – pdf Datei ansehen — Datei herunterladen
Anmeldeschluss ist der 14.08.2019
Störungen im Bauablauf – Nachweis und Prüfung aus baubetrieblicher Sicht! ›

References: § 1
 § 2
 § 2
 § 650
 § 650
 § 650
 § 632
 § 650
 § 2
 § 2
 § 6
 § 8
 § 8
 § 9
 § 2
 § 2
 § 2
 § 2