Source: http://appaltieriserve.it/modules.php?name=News&new_topic=232
Timestamp: 2017-05-24 23:30:32+00:00

Document:
Argomento: D.P.R. 207.2010. Art. 195 (Certificato per pagamento di rate). Art. 169 554.99Lodo Arbitrale, marzo 2010Argomento trattato: D.LGS 163.2006. Art. 241 (Arbitrato) D.LGS 163.2006. Art. 132 (Varianti in corso d'opera) D.P.R. 207.2000. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell’appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 188 (Forma del registro di contabilità). Art. 163 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 194 (Stato di avanzamento lavori). Art. 168 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 195 (Certificato per pagamento di rate). Art. 169 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 106 (Disposizioni preliminari). Art. 71 554.99 Anomalo andamento dei lavori. Lesione dell'utile [A] In caso di dubbio alla interpretazione della portata della clausola compromissoria deve preferirsi un’interpretazione restrittiva di essa e affermativa della giurisdizione statuale. [B] Sulla clausola compromissoria contenuta nel contratto ma esclusa da bando di gara. [C] Il rispetto del fondamentale principio della par condicio tra i concorrenti non impedisce all’Amministrazione committente di effettuare scelte diverse rispetto a quelle effettuate in un primo momento. Affermare il contrario significa “ingessare” l’appalto. [D] La par condicio tra i concorrenti si esaurisce al momento della gara. [E] Sull’impugnazione dell’atto di nomina del presidente del Collegio da parte della Camera arbitrale dei lavori pubblici. [F] Sulla clausola del capitolato speciale che prevede la formalizzazione della riserva mediante raccomandata. [G] Sul registro di contabilità costituito da fogli separati solo spillati tra loro, non sottoscritti né vidimati. [H] Sugli allibramenti generici e del tutto “indeterminati” - anche sui libretti delle misure - effettuati sulla base di macro-aliquote percentuali, non suffragate da analitici e circostanziati conteggi. [I] Un registro di contabilità deve lasciare disponibili numerose pagine per l’esplicazione delle riserve. [L] Sulla dichiarazione dell’impresa ex. art. 71 del D.P.R. 554 del 1999. [M] Sulla necessità o meno di far sottoscrivere all’appaltatore gli stati di avanzamento lavori ed i relativi certificati di pagamento. [N] La sottoscrizione dell’atto di sottomissione relativo ad una variante non ha natura né transattiva né abdicativa di pretese future. [O] Sull’entità del risarcimento del danno per la risoluzione del contratto per inadempimento della committente. [P] Sulla quantificazione del danno relativamente al mancato utile. [Q] Sul danno costituito dal mancato ammortamento dei macchinari e mezzi d’operaLodo Arbitrale, luglio 2009Argomento trattato: D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 133 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 24 145.00 D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 D.P.R. 207.2010. Art. 195 (Certificato per pagamento di rate). Art. 169 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 200 (Conto finale dei lavori). Art. 173 554.99 [A] L’opzione, concessa all'appaltatore, di chiedere, in caso di sospensione dei lavori protrattasi oltre i riferiti limiti di tempo, lo scioglimento del contratto senza indennità con relativo diritto al risarcimento dei danni solo nel caso in cui l'amministrazione si sia opposta a tale richiesta di scioglimento, attengono esclusivamente a sospensioni "legittime". [B] Sulle conseguenze che derivano dalle reciproche domande di risoluzione, fondate da ciascuna parte sugli inadempimenti dell'altra, una volta accertata l'infondatezza di tali scambievoli specifici addebiti. [C] Sul principio di “postnumerazione” che vige negli appalti pubblici e sugli effetti ai fini della liquidazione degli stati di avanzamento e del conto finaleLodo Arbitrale, marzo 2009Argomento trattato: D.P.R. 207.2010. Art. 143 (Termini di pagamento degli acconti e del saldo). Art. 29 145.00 D.P.R. 207.2010. Art. 195 (Certificato per pagamento di rate). Art. 169 554.99 [A] Sulla clausola contrattuale che svincoli il pagamento dal collaudo e lo subordini alla disponibilità della relativa provvista da parte del committente. [B] Sulle pattuizioni contrattuali che introducono un semplice termine dilatorio all'appaltatore per fare valere la propria pretesa alla corresponsione degli interessi da ritardato pagamento. [C] Sulla predisposizione del certificato di pagamento e sull’interpretazione da dare al termine "emissione", con ciò dovendosi infatti. [D] Sulla possibilità o meno che gli interessi da ritardato pagamento producano ulteriori interessi. [E] Sull'IVA esposta nelle fatture emesse dall’impresa e sugli interessi per il ritardato pagamento

References: Art. 195
 Art. 169
 Art. 241
 Art. 132
 Art. 191
 Art. 31
 Art. 190
 Art. 165
 Art. 188
 Art. 163
 Art. 194
 Art. 168
 Art. 195
 Art. 169
 Art. 106
 Art. 71
 art. 71
 Art. 158
 Art. 133
 Art. 158
 Art. 24
 Art. 160
 Art. 25
 Art. 195
 Art. 169
 Art. 200
 Art. 173
 Art. 143
 Art. 29
 Art. 195
 Art. 169