Source: https://es.scribd.com/document/51266200/PLIEGO-DE-CONDICIONES-PARA-LA-CONTRATACION-DE-OBRAS-PUBLICAS
Timestamp: 2017-11-23 14:48:28+00:00

Document:
Cargado por kinnymar
Cortesia de www.compendio.com.
6. El texto de la convocatoria publicado en prensa. modificando únicamente los aspectos que la caracterizan.3. deberá elaborar las Especificaciones Técnicas.4. La licitación que se propone convocar. se debe utilizar el modelo de convocatoria cuyo formato se incluye en el modelo de pliego de condiciones. La entidad pública. debe ser firmado en original por todos los servidores públicos involucrados en el proceso de contratación. considerando las instrucciones señaladas en la Sección II del Modelo de Pliego. se detallan a continuación: ii Version obtenida de www. tipo de organización contratada. siempre que el décimo día coincida con un día no laborable. computables a partir de la fecha de inicio de venta del pliego señalada en la publicación de la convocatoria.5. directamente relacionados con las particularidades del pliego de condiciones (moneda de pago.gov. contar con los recursos disponibles y la certificación presupuestaria correspondientes. 2. La reunión de aclaración del pliego de condiciones debe realizarse a los cinco (5) días calendario.2 1. Reunión de aclaración.hacienda. los contratos deben ser elaborados en papel sellado y sin dejar espacio entre líneas. 1.INSTRUCTIVO PARA INVITACION PUBLICA NACIONAL.com. pudiendo haber una variación de dos (2) días como máximo. 1. 2.1 Para la elaboración de la convocatoria a ser publicada en prensa. o en caso necesario contratarlos. se debe elaborar utilizando el modelo de pliego para Licitación Pública.bo .compendio.3. debe adjuntarse necesariamente al pliego de condiciones antes de su venta. La entidad pública. los cuales. Programación de Contrataciones. Elaboración de Especificaciones Técnicas. de acuerdo a su formato y presentado a los proponentes en acto de apertura del sobre “A”. 1.3. para lo cual. podrá autorizar la modificación solicitada. deberá llenar el modelo de contrato con los datos de la contratación adjudicada. El Órgano Rector. será necesario contar con técnicos especializados de la entidad. Elaboración final del contrato. 1. Modelo de Convocatoria 1. plazo. El pliego de condiciones para la contratación de obras públicas mediante la modalidad de Invitación Pública. deberá encontrarse incluida en el Programa de Operaciones Anual (POA) y el Programa Anual de Contrataciones. lo que constará en el acta correspondiente. 1. por tanto. El Formulario de Declaración de Integridad de los servidores públicos (Formulario A-4ª). previa evaluación de su requerimiento. 1.7 Declaración de Integridad. etc).Cortesia de www.bo la contratación a realizar.
Presentación de propuestas (Si el plazo de presentación de propuestas .1 Al modelo de convocatoria a) Reunión de aclaración (La fecha debe ser máximo el quinto día a partir del inicio de la venta de los pliegos).2.2. Sección I. Al subnumeral 26. 2.1. Documentos administrativos en original (Indicar el monto de la garantía. Ajustes Generales a) b) Reemplazar en todo el documento la palabra “Licitación” por “Invitación”. A la cláusula décima séptima. Ajustes específicos 2. coincide con un día sábado. Formularios de Evaluación Considerar que el monto de la garantía de seriedad de propuesta en la modalidad de Invitación Pública iii Version obtenida de www. o sea máximo quince (15) días calendario antes del plazo establecido para la presentación de propuestas de acuerdo a lo estipulado en el parágrafo V del artículo 34 de las NB-SABS).compendio.Cortesia de www.6. 2. 2. b) 2. 2.2.1. Sección I.4. Reemplazar el término “Proceso Licitatorio” por “Proceso de Invitación Pública”.3. Sección IV. A los formulados incluidos en la Sección VI.2.bo . Al numeral 13. domingo o feriado.2. se debe consignar para este acto el primer día hábil siguiente. que no debe ser menor a veinticinco (25) días calendario.bo 2. Consultas escritas sobre el pliego de condiciones ( Indicar la fecha.2. Plazo y forma para la presentación de las propuestas ( El plazo no debe ser menor a 25 días calendario). Sección I. 2. 40.5.3. que no debe ser superior al 2% del precio referencial de la Invitación). Al subnumeral 20.2.com. que debe ser hasta el día diez (10) computable a partir de la venta del pliego de condiciones.hacienda. (Protocolización del Contrato) Sólo se protocolizarán obligatoriamente los contratos cuyo monto sea igual o superior a cuarenta mil dólares americanos ($us.000).gov.2.
com. en caso de obras con un valor inferior a cien mil (100. sección I.2.7. Para la participación de la pequeña empresa se deberá tomar en cuenta lo establecido en el artículo 18 de las NB-SABS. Al subnumeral 20.5.hacienda.bo . una vez que el Estado haya emitido la normativa para la obtención de la Tarjeta Empresarial.2. 2. 2.8. Documentos de la propuesta técnica. iv Version obtenida de www. (El número de especialistas se definirá de acuerdo a la complejidad de la obra.Cortesia de www. a objeto de introducir en el pliego los cambios de comprenden. se podrá requerir únicamente el residente de obra).gov.bo no debe ser superior al dos por ciento (2%) del precio referencial.000) dólares americanos.compendio.
Cortesia de www.bo (LOGOTIPO DE LA ENTIDAD) (Si hubiera) (CABEZA DE SECTOR) (Si corresponde) (NOMBRE DE LA ENTIDAD) PLIEGO DE CONDICIONES LICITACION PUBLICA NACIONAL (Código y/o No.hacienda.compendio.com. de Convocatoria (Nombre u objeto de la licitación pública nacional para la contratación de Obras) (Lugar.bo . fecha) Version obtenida de www.gov. de la licitación) No.
negocios o celebrar contratos de provisión de bienes y servicios de ninguna índole. los proponentes o en el caso de que éstos sean personas jurídicas sus representantes. debiéndose en consecuencia ejecutar la garantía de seriedad de propuesta. que tengan vinculación matrimonial o grado de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad conforme a lo establecido por el Código de Familia. con los servidores públicos que ocupen cargos ejecutivos hasta el tercer nivel jerárquico de la estructura orgánica de la entidad contratante. no podrán realizar con esta.com.Cortesia de www.gov. El Convocante rechazará las propuestas presentadas por las siguientes causas: a) Por incompatibilidad para contratar: (i) Son incompatibles para contratar con las entidades públicas sometidas al ámbito de aplicación de las NB-SABS sea en forma directa. Los servidores públicos. indirecta o a través de empresas en las que tuviesen participación. la Autoridad Responsable del Proceso de Contratación o los miembros de la comisión de calificación.bo 7. Si se verificase que estuviese en trámite o declarada la disolución o quiebra de la empresa proponente. Son incompatibles para contratar con una entidad pública. para sí o para terceros. los servidores públicos que ocupan cargos ejecutivos hasta el tercer nivel jerárquico de la estructura orgánica de la entidad contratante.compendio.RECHAZO DE PROPUESTA. el Presidente y Vicepresidente de la República los Representantes Nacionales. con la Autoridad Responsable del Proceso de Contratación o los miembros de la comisión de calificación.bo . (ii) (iii) b) Por inhabilitación de la propuesta: (i) (ii) (iii) Si el proponente hubiese omitido la presentación de cualquier documento requerido en el pliego de condiciones.hacienda. 9 Version obtenida de www. Por haber incurrido en prácticas corruptas y/o fraudulentas. sus accionistas o socios. los Ministros de Estado. hasta un año después de su retiro de una entidad. c) Por descalificación de la propuesta: (i) Si se verificase falsedad o inconsistencia en la documentación proporcionada.
com. Si en la revisión aritmética de la propuesta económica existiese una diferencia mayor al dos por ciento (2%) entre los cálculos presentados en la propuesta y los resultantes de la revisión de la comisión de calificación. 8.3. DECLARACION DE INTEGRIDAD.4.hacienda. será firmado por la ARPC y los miembros de la Comisión de Calificación a ser designados para este proceso de licitación. con excepción de la Reunión de Aclaración. RELACIONAMIENTO ENTRE PROPONENTE Y CONVOCANTE.2.3. Cualquier relacionamiento referente a la presente licitación por parte de cualquier funcionario del proponente o potencial proponente hacia el Convocante que no sea en forma escrita y que sea demostrada fehacientemente ante la ARPC o autoridad jerárquica inmediata superior. Cualquier relacionamiento referente a la presente convocatoria por parte de cualquier funcionario del Convocante hacia cualquier proponente o potencial proponente que no sea en forma escrita y que sea demostrada fehacientemente ante la ARPC. se obligan a firmar y cumplir lo establecido en los formularios de Declaración de Integridad A-4a y A-4b respectivamente. Tanto los servidores públicos como los proponentes involucrados en este proceso de licitación.1.2 y 8.compendio. 8. 9. . como requisito previo a la evaluación económica. Lo descrito en los subnumerales 8.Cortesia de www.2. motivará la separación del funcionario del proceso de licitación y lo someterá a proceso administrativo. bajo sanción de inhabilitación y debe ser firmado por el representante legal del 10 Version obtenida de www.bo (ii) (iii) Si no hubiese alcanzado la evaluación o calificación mínima requerida para el sobre "A".3 se aplican desde el inicio del proceso hasta la adjudicación. 8. 8. El formulario A-4a que corresponde a la entidad convocante. El formulario A-4b que corresponde a los proponentes. 9. 8. El relacionamiento entre cualquier proponente o potencial proponente y el Convocante.1. obligatoriamente debe ser incluido como parte del sobre "A".bo 9. Cuando la ARPC sea cuestionada. que se incluyen en la Sección V de Formularios de Propuesta. 9. debe guardar los más altos estándares de ética y solamente debe ser realizado en forma escrita cuando sea referido a esta convocatoria. según corresponda. este procedimiento se realizará ante la autoridad jerárquica inmediata superior. motivará la inhabilitación del proponente o potencial proponente.gov.
AUTORIZACION DE VENTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES.compendio.1 12.. b) En forma conjunta. 10. Al final de la reunión. el Convocante entregará a cada uno de los proponentes asistentes.1.- 12.bo . 12. La inspección previa deberá realizarse hasta tres (3) días antes de la fecha de cierre de presentación de consultas escritas. En la reunión de aclaración que se realizará en la fecha señalada en la convocatoria pública. 11. cada proponente deberá realizar su solicitud al Convocante.2. 11 Version obtenida de www.Cortesia de www.bo proponente y por los dependientes directamente involucrados en la propuesta. La venta del pliego de condiciones.2.com. debiendo presentar en su propuesta la certificación que acredite su presencia en el sitio de la obra. INSPECCION PREVIA. el Convocante enviará una fotocopia del Acta a cada uno de los proponentes que no hubiesen asistido a la reunión de aclaración.hacienda. ha sido debidamente autorizada por la ARPC. Dentro de los tres (3) días calendario siguientes. los proponentes podrán expresar sus consultas e informar si consideran que el pliego de condiciones tiene errores o es discriminatorio. REUNION DE ACLARACION. 11. fotocopia del Acta de la Reunión suscrita por los servidores públicos y los proponentes presentes.gov. 11. el que establecerá una de las siguientes modalidades: a) En forma independiente. La inspección al sitio de la obra es obligatoria para todos los proponentes que se presenten a esta licitación. en forma escrita. Para efectuar la inspección.
- ENMIENDAS AL PLIEGO DE CONDICIONES. notificando a los proponentes y Organizaciones Empresariales Nacionales.bo 13.3. Todas las aclaraciones y enmiendas. La ARPC. 14. Las solicitudes de aclaración y sus respuestas. no deberán modificar el Modelo de Pliego de Condiciones. 14. Estas enmiendas. El convocante podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas como máximo por quince (15) días calendario.bo . modificar el mismo mediante una enmienda. no necesariamente obligatorias. ya sea por iniciativa propia o en atención a las consultas escritas efectuadas por los proponentes. de acuerdo con lo establecido en el parágrafo VI del artículo 34 de las NB-SABS. serán enviadas a todos los potenciales proponentes y a las Organizaciones Empresariales Nacionales que hayan recibido el pliego de condiciones. hecho que será notificado por escrito a las potenciales proponentes que adquirieron el pliego. La notificación debe realizarse por lo menos 8 días calendario previos a la fecha establecida inicialmente para la presentación de propuestas).1..2. 16.com.compendio. emitirá la resolución administrativa de aprobación del pliego. 16. Las enmiendas serán comunicadas por escrito a todos los proponentes que adquirieron el pliego de condiciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de las NB. Las causas. 16.gov.Cortesia de www. El convocante podrá.. podrán solicitar aclaraciones al pliego.CONSULTAS ESCRITAS SOBRE EL PLIEGO DE CONDICIONES.. 15.SABS. así como las Organizaciones Empresariales Nacionales que lo hubiesen recibido. que debe ser hasta el día 10 computable a partir de la venta del pliego de condiciones. Independientemente de la reunión de aclaración anterior.RESOLUCION DE APROBACION DEL PLIEGO. máximo hasta el (___________ indicar la nueva fecha. para que el Convocante amplíe el plazo son las siguientes: 12 Version obtenida de www. o sea máximo veinte (20) días calendario antes del plazo establecido para la presentación de propuestas de acuerdo a lo estipulado en el parágrafo V del artículo 34 de la NB-SABS).2. se constituyen en parte del pliego de condiciones en las secciones correspondientes.. cualquier potencial proponente que haya adquirido el pliego de condiciones.AMPLIACION DE PLAZO PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS. hasta el ___________ (Indicar la fecha. 14. cualquier momento antes de que emita la resolución de aprobación del pliego de condiciones. 14.1.hacienda.
PROPUESTAS ALTERNATIVAS. propuestas alternativas.compendio.. En la propuesta que prepare el Proponente. No está permitido presentar 20. Formularios de Propuesta. deberán redactarse en español. c) Declaración expresa del Proponente. PREPARACION DE LAS PROPUESTAS 17.hacienda.El sobre "A" deberá contener los siguientes documentos: 20. cualquiera sea el resultado del proceso.IDIOMA. Documentos legales originales a) Carta de presentación firmada por el representante legal de la empresa..1. de acuerdo al Formulario A-4b. debidamente justificados. d) Declaración de Integridad del Proponente. que se encuentra en la Sección V.gov. que se encuentra en la Sección V Formularios de Propuesta. de acuerdo al Formulario A-2 que se encuentra en la Sección V Formularios Propuesta. 19. El Proponente solventará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su propuesta.. Documentos legales en fotocopias: 13 Version obtenida de www. Si se amplía el plazo.COSTO DE LA PREPARACION DE LAS PROPUESTAS. 20. b) Identificación del Proponente.bo a) b) Motivos de fuerza mayor. además de la notificación por escrito. los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre el Proponente y el Convocante. el Convocante publicará dicha ampliación en la Gaceta Oficial de Convocatorias. de acuerdo al Formulario A-1 que se encuentra en la Sección V Formularios de Propuesta. con entidades del sector público y privado. por lo menos ocho (8) días calendario antes de la fecha limite para presentación de propuestas. y no encontrarse comprendido entre las causales de incompatibilidad e inhabilitación de acuerdo al Formulario A-3. B.Cortesia de www. Enmiendas al pliego de condiciones.DOCUMENTOS NECESARIOS EN EL SOBRE "A". 18.. asegurando el cumplimiento de contratos que hubiera efectuado durante los últimos diez (10) años.com.bo .2.
_______________ (Boleta Bancaria o Poliza de Seguro. las empresas deben acompañar el Dictamen de Auditoria. e) Fotocopia del certificado de actualización emitido por el Registro Nacional de Empresas Constructoras.hacienda. Documentos administrativos en fotocopias a) Fotocopia del Balance General y Estado de Resultados de los años __________________ (Indicar los dos últimos años en numeral: Se recomienda que se verifique cuál es el mes de cierre de balance del rubro de las empresas que se están convocando. La entidad convocante decidirá por una de ellas.bo . el máximo es de noventa (90) días calendario desde la fecha de presentación de propuestas). con facultades expresas para presentar propuestas. para que se soliciten balances que la empresa pueda presentar). siempre que cumpla con las características de renovable.com. c) Fotocopia del Poder General del Representante Legal. b) Fotocopia de registro de matrícula vigente otorgado por el Servicio Nacional de Registro de Comercio (SENAREC). irrevocable y de ejecución inmediata). d) Fotocopia del Registro Único de Contribuyentes (RUC). exceptuando a empresas unipersonales. presentarán su Balance de Apertura y Balance General a la fecha. emitida a nombre de ________________ (Nombre del Convocante). que no debe ser superior al uno por ciento(1%) del precio referencial de la licitación) con validez de ________________ (Especificar los días necesarios de validez para esta convocatoria. Documentos administrativos en original a) Garantía de Seriedad de Propuesta. registrado en el SENAREC.bo a) Fotocopias del Testimonio de Constitución de la empresa y de la última modificación registradas en el Servicio Nacional de Registro de Comercio (SENAREC). Si las empresas tienen menos de dos años de vida. y si son de reciente creación. b) Certificado de inspección al sitio de la Obra 20.gov.3. Este requisito no es obligatorio para las empresas unipersonales.Cortesia de www. dependiente del Viceministerio de Transportes 20.4. 14 Version obtenida de www. por el monto de _______________ (Indicar el monto de la garantía.compendio. presentarán el Balance General y Estado de Resultados del año concluido. Si la empresa esta obligada a presentar Estados Financieros Auditados de acuerdo a lo normado por el Servicio Nacional de Impuestos Internos. también en fotocopia. negociar y firmar contratos a nombre de la empresa.
Cortesia de www. b) El personal clave para esta obra es: (Determinar cual es el personal clave para la obra. Documentos de la propuesta técnica: a) La experiencia del proponente.bo b) Fotocopia de la Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades.000) dólares americanos. Se acepta como experiencia válida la obtenida hasta diez (10)años antes de la fecha de la presentación de propuestas.) (cuando la obra tenga un costo superior a un monto equivalente a los quinientos mil (500.(excepto las empresas de reciente creación) c) Fotocopia del recibo de pago de compra del pliego de condiciones 20.compendio. considerando la magnitud y características) (cuando la obra tenga un costo de hasta un monto equivalente a los quinientos mil (500. se puede considerar obras similares aquellas que tengan los mismos items significativos. debe estar detallada en los formularios A-5 (Experiencia General) y A-6 (Experiencia Específica).000) dólares americanos.hacienda.com. entendiéndose por items significativos aquellos que por sus costos totales tengan una incidencia superior al diez por ciento (10%) del costo total de la obra. emitidas por las entidades que las contrataron.gov. el personal clave será) ? ? Residente de obra Especialista en (indicar la especialidad que requiera la obra especifica) ? Especialista en (indicar la especialidad que requiera la obra especifica) ? Especialista en (indicar la especialidad que requiera la obra especifica) ( La Entidad debe estimar todos los especialistas que se requieran para la correcta construcción de la obra.bo . Esta definición se utilizara para considerar la experiencia de la empresa así como del personal clave). Toda la información debe estar respaldada por fotocopias de los certificados o actas de recepción definitiva de las obras indicadas.5. Se define como Obra similar aquella que ________________________ (Definir las características de las obras que puedan considerarse similares. con el sello del Banco. el personal clave será) ? Superintendente de obra 15 Version obtenida de www. estableciendo un mínimo aceptable.
bo .bo Especialista en (indicar la especialidad que requiera la obra especifica) ? Especialista en (indicar la especialidad que requiera la obra especifica) ? Especialista en (indicar la especialidad que requiera la obra especifica) (La Entidad de estimar todos los especialistas que se requieran para la correcta construcción de la obra. según corresponda. cada socio en forma independiente debe presentar la siguiente documentación: g) Identificación del Proponente. y el domicilio legal de la misma. b) Contrato de asociación accidental. el proponente elaborará un documento en el que se describa la forma cómo va a enfrentar la obra. etc. los métodos constructivos a utilizar. debe presentar los siguientes documentos: a) Carta de presentación firmada por el Representante Legal de la asociación accidental. de acuerdo al Formulario A-9 (se debe estimar el número y características mínimas requeridas para la óptima ejecución de la obra) d) Metodología de trabajo.3.) Para el Residente o el Superintendente de la Obra. el número de frentes que utilizará. Además. f) Documentos de la Propuesta Técnica.5. con facultades expresas para presentar propuestas. ? 16 Version obtenida de www. se debe llenar el Formulario A-7 y para el resto del personal (los especialistas) el Formulario A-8. conforme a lo requerido en el inciso a) del subnumeral 20.6. de forma independiente para cada uno de los especialistas. negociar y firmar contratos a nombre de la asociación accidental. que indique el porcentaje de participación de los asociados.hacienda. d) Garantía de seriedad de propuesta. c) Fotocopia del Poder General del Representante legal.com. c) Lista del Equipo asignado a la obra.compendio.gov. de acuerdo al Formulario A-1 que se encuentra en la Sección V Formularios Propuesta. la designación de la empresa líder y la nominación del Representante Legal de la Asociación. e) Fotocopia del recibo de pago de compra del pliego de condiciones. de acuerdo al Formulario A-2 que se encuentra en la Sección V Formularios Propuesta. e) Cronograma de actividades. conforme a lo requerido en el subnumeral 20.Cortesia de www. 20. Documentos que deben presentar las asociaciones accidentales Cuando el Proponente sea una asociación accidental.
de acuerdo al Formulario A-4b. (Para convocatorias internacionales. exceptuando empresas unipersonales. o) Fotocopia del Balance General y Estado de Resultados. B2 y B3. de acuerdo al Formulario A-3.2.. 22.1. m) Fotocopia del RUC. 21. El sobre "B" deberá contener los siguientes documentos: 21.DOCUMENTOS NECESARIOS EN EL SOBRE "B".2.MONEDA DE LA PROPUESTA Y PAGO. k) Fotocopia de la matrícula vigente otorgada por el SENAREC. Los formularios de la propuesta económica B1. n) Fotocopia del Certificado de Actualización emitido por el Registro Nacional de Empresas Constructoras. La propuesta cuyo periodo de validez sea 17 Version obtenida de www.VALIDEZ DE LA PROPUESTA.1.compendio. p) Fotocopia de la declaración jurada del pago de impuestos a las utilidades.1. emitido por el Instituto Nacional de Estadística 23. Las propuestas serán evaluadas en la misma moneda). considerando el Índice de Precios al Consumidor. l) Fotocopia del Poder General del representante legal. con sello del Banco.. incluido el lapso que se demorará hasta la firma del contrato). El precio del contrato de obra podrá ser reajustado de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de las NB-SABS y la Cláusula Décima Sexta REAJUSTE DE PRECIOS del texto del contrato.bo . de acuerdo a lo señalado en el inciso c) del subnumeral 20.bo h) Declaración expresa de cumplimiento de contratos. directamente relacionado con el cronograma de trabajo. Cronograma de desembolsos.gov. 24. de acuerdo con lo señalado en el inciso a) del subnumeral 20.4. 21.. los precios de la propuesta y el pago del monto del contrato podrán ser en moneda extranjera. 24.Cortesia de www. que se encuentran en la sección V Formularios de Propuesta. La propuesta deberá tener validez hasta _____________ (Indicar la fecha. El plazo no deberá ser mayor a 90 días calendario desde la fecha fijada para la apertura de propuestas. i) Declaración de Integridad. conforme a lo requerido en el inciso c) del SubNumeral 20.REAJUSTE DE PRECIOS. Los precios de la propuesta y el pago del monto del contrato deben expresarse en moneda nacional.hacienda. desde la fecha fijada para la apertura de las propuestas. j) Fotocopias del Testimonio de Constitución y de la última modificación registradas en el SENAREC.com.
cerrando el sobre. se puedan observar muestras de dicha violación. pero ya no competirá en la convocatoria. de acuerdo al Sub-Numeral anterior. no perderá su garantía de propuesta. Licitación Publica Nacional No. Para mantener la validez de la propuesta. enmiendas o recursos administrativos). antes de las horas señaladas. más corto que el requerido. no podrán modificar su propuesta. La documentación de la propuesta marcada como original o copia. 25. casos fortuitos.bo .2.3. no será considerada.compendio. Los proponentes que accedan a la prórroga. de los documentos que integren la propuesta. 25. será colocada dentro de dos sobres que serán cerrados e identificados como sobre "A" o sobre "B".Cortesia de www. El proponente deberá preparar un original y _____________ (Indicar el número de copias fotocopias que no podrán ser más de dos (2). Solamente en circunstancias excepcionales (causas de fuerza mayor.gov. Los sobres deberán ser cerrados de manera que si estos son abiertos. El lugar de cierre.3.com. será necesaria la presentación de una garantía que cubra el nuevo plazo de validez de su propuesta. el Convocante podrá solicitar por la extensión del período de validez de las propuestas. por no ajustarse al plazo requerido en el pliego de condiciones.:_________________________ Objeto de la Licitación:________________________________ NO ABRIR ANTES DEL:______________________________ 25.1. prevalecerá el original.2. Los sobres estarán dirigidos al Convocante de acuerdo al siguiente formato: Sobre "A" o "B" ? ? ? ? ? ? Nombre del Convocante:______________________________ Dirección donde se recibirán las propuestas:______________ Nombre del Proponente: _____________________________ (Indicar si es una empresa comercial o asociación accidental). 24.4. identificando claramente cuál es "original" y cual "copia". El proponente que rehúse aceptar la solicitud. Si los sobres “A” y “B” fuesen entregados sin cerrar o sin seguir las instrucciones requeridas.hacienda.bo 24. En caso de discrepancia entre los ejemplares. 25. 25. el Convocante registrará en el libro de recepción de propuestas sus observaciones y no asumirá responsabilidad alguna en caso de que la propuesta completa o 18 Version obtenida de www.- FORMATO DE LA PROPUESTA. debe ser firmado o sellado y colocarse una cinta adhesiva transparente sobre las firmas o sellos. según corresponda.
3.. No se aceptarán las propuestas que contengan textos entre líneas. supervisará personalmente 19 Version obtenida de www. salvo cuando fuese necesario para corregir errores propios del Proponente.gov. selladas y firmadas o rubricadas por el Proponente o por la(s) persona(s) debidamente autorizadas.5. C.hacienda. Las propuestas deberán ser entregadas en el plazo y dirección indicadas en la convocatoria publicada en la Gaceta Oficial de Convocatorias (GOC).1 FORMA PARA LA PRESENTACION DE LAS 26.bo 25. su dirección para efectos de notificaciones. a la persona que entregue la propuesta. 25. Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo. Como constancia de haber recibido la propuesta dentro del plazo estipulado. 26. todos los plazos previstos se modificarán conforme al nuevo plazo de presentación de propuestas.PLAZO Y PROPUESTAS.1. 26.bo . el nombre del proponente. la fecha y hora de recepción de la propuesta y el nombre de la persona que la presentó. (El plazo no debe ser menor a 30 días calendario) Cuando el Convocante. El Secretario de la comisión de calificación. prorrogue el plazo para la presentación de propuestas mediante enmienda al pliego de condiciones. confundido o abierto prematuramente. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 26.- CIERRE DEL REGISTRO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS. con todas sus páginas numeradas.Cortesia de www. 26. 27.2. de acuerdo al Poder General que es parte de la propuesta.4. certificado (courrier) en todos los casos. el Convocante extenderá un recibo de constancia. El original de la propuesta deberá ser mecanografiado o escrito con tinta indeleble.com. borrones ni tachaduras. La propuesta deberá contar con un índice que permita la rápida ubicación de todos los documentos. de conformidad con el numeral 16. 27. antes de la hora límite fijada para la presentación de propuestas.compendio.6. cualquiera de los sobres sea traspapelado. en cuyo caso las correcciones deberán llevar la firma o rúbrica de la(s) persona(s) que firme(n) la propuesta. El Convocante está obligado a registrar en el libro de recepción de propuestas. excepto la garantía de seriedad. el proponente es responsable que su propuesta sea presentada a tiempo y de obtener el recibo de recepción que se detalla en el siguiente subnumeral. en el que se incluirá toda la información antes descrita y otra información u observación que se considere importante.
com.bo . antes de que venza el plazo fijado para la presentación de propuestas. Se considerará la hora de la entidad convocante como oficial. La garantía de seriedad de propuesta será ejecutada en los siguientes casos: a) Cuando el Proponente retire su propuesta en forma posterior a la hora límite fijada para la presentación de propuestas. 28. los últimos cinco minutos.Cortesia de www. b) Cuando la propuesta sea adjudicada y el Proponente no suministre los documentos originales o fotocopias legalizadas que confirmen las fotocopias simples de su propuesta. 29. Se considerará que una empresa ha presentado su propuesta dentro del plazo. se realizará bajo constancia escrita. c) Cuando el adjudicatario no presente la garantía de cumplimiento de contrato. 27. no será recibida. si ésta ha ingresado al lugar en el que se registra la presentación de propuestas hasta la hora límite establecida para el efecto.compendio.2. siempre y cuando su solicitud sea formulada por escrito. 30. 20 Version obtenida de www.PROPUESTA PRESENTADA FUERA DE PLAZO. 31. 29.RETIRO DE PROPUESTAS.APERTURA DEL SOBRE “A”.2..1..1 La comisión de calificación del Convocante abrirá las propuestas en el lugar. consignando el nombre del Proponente. APERTURA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 31. 29. registrándose tal hecho en el Acta de recepción de propuestas. d) Cuando el adjudicatario no acepte firmar el contrato en el plazo estipulado.hacienda. Toda propuesta que quiera ser entregada después del plazo fijado para la recepción de propuestas. fecha y hora señalados en la convocatoria publicada en la GOC.EJECUCION DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA. Al Proponente que envíe una nota escrita retirando su propuesta o desistiendo de participar en la convocatoria en forma posterior a la hora limite para la presentación de propuesta. se le ejecutará la garantía de seriedad de propuesta.gov. y efectuará el cierre del Acta de recepción de propuestas.3. debiendo ser registrada en los próximos minutos. la entrega de las mismas. D.bo 27. La devolución de los sobres “A” y “B” cerrados. El Proponente podrá retirar la propuesta presentada.
son los justificativos de las causales de excusa. son los documentos que cursen en poder de la ARPC hasta antes de la apertura del sobre “A”.1. 32. será asumida por la comisión de calificación en el proceso de calificación del sobre “A”. En el mismo acto se fijará la fecha del acto público destinado tanto a la lectura del informe de evaluación de los sobres “A” como la apertura de los sobres “B”. y sus reemplazantes deben ser nombrados de acuerdo a las consideraciones de los mismos artículos.- EXCUSAS. la ARPC informará a todos los proponentes los nombres de los servidores excusados y sus reemplazantes.CONVOCATORIA DESIERTA. deben observar las disposiciones relativas a las excusas de acuerdo a lo estipulado en los parágrafos II y III del artículo 28 e inciso a) del artículo 32 de las NB-SABS. La ARPC.Una vez nombrados los reemplazantes y no existiendo ninguna excusa pendiente de resolución. considerando además lo siguiente: a) En la apertura.gov. cuando la comisión de calificación no ubique algún documento habilitante. 32. resolución que será notificada a los proponentes dentro del plazo máximo de dos (2) días hábiles de la fecha de declaración. Los “antecedentes” a los que se refiere el Parágrafo II del artículo 28 de las NB-SABS.DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA. Tanto la ARPC.bo . 33.compendio. si se produce alguna de las tres situaciones señaladas en el artículo 43 de las NB-SABS. b) Cuando la propuesta haya sido rechazada.bo 31. en los siguientes casos: a) Cuando se declare desierta la convocatoria.. aspecto que será notificado a todos los proponentes mediante fotocopia del acta suscrita. 31.Cortesia de www. declarará desierta la presente convocatoria. b) La decisión de inhabilitación por omisión de algún documento. estará obligada a pedir al representante del Proponente que esté presente en el Acto de apertura.com. 32.2. Las garantías de seriedad de propuestas. señale el lugar que dicho documento ocupa en la propuesta o en su defecto acepte la falta del mismo. 34. 21 Version obtenida de www. y constará en el informe respectivo. como los miembros de la comisión de calificación.. 32.2. serán devueltas a los proponentes en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario.3. Las “actuaciones” a las que se refiere el mismo parágrafo en su parte final.3 La comisión de calificación procederá a la apertura del sobre "A" de acuerdo a lo establecido en el articulo 38 de las NB-SABS.hacienda.
e) Cuando se suscriba el contrato. 37.1.INFORME DE EVALUACION DEL SOBRE "A". técnicos y administrativos. administrativos y de propuesta técnica del sobre A.com. c) Otros aspectos que se consideren necesarios.2. éste será de carácter público. administrativas y técnicas requeridas. administrativos y propuesta técnica de todos los Proponentes.bo c) Cuando el convocante solicita la extensión del período de validez de propuestas y el proponente rehuse aceptar la solicitud.compendio.hacienda. dando lectura al monto 22 Version obtenida de www. b) El listado de los proponentes habilitados que cumplieron con todos los documentos legales. administrativos y propuesta técnica deben ser evaluados con la modalidad de evaluación cumple o no cumple con lo solicitado.CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO. para esto se debe considerar el formulario de evaluación de los documentos legales..2. que irán como Anexos. . Una vez terminado el proceso de evaluación y emitido el informe respectivo. La información relativa al análisis y evaluación de las propuestas y sus respectivos informes. en presencia de todos los proponentes que deseen asistir a dicho acto público. 36. el Convocante procederá con la emisión de la resolución de aprobación de la calificación del sobre "A" y su notificación a los proponentes. al Proponente adjudicado 35. La apertura del sobre "B" se realizará en la fecha y lugar fijados en el acto de apertura del sobre “A”.- APERTURA DEL SOBRE "B". El informe contendrá como mínimo la siguiente información: a) La evaluación de los documentos legales. Este Informe. Una vez emitido el informe por la comisión de calificación. estará respaldado con los Formularios de Evaluación respectivos. de acuerdo con el procedimiento establecido en el articulo 39 de las NBSABS. d) Cuando se comunique oficialmente la adjudicación. especificando el o los documentos que no cumplieron las condiciones solicitadas. Se procederá a la apertura del sobre "B" únicamente de aquellas propuestas cuyo sobre "A" hubiera cumplido con todas las condiciones legales. 37. 38.gov. excepto al Proponente adjudicado. 38. que se presentan en la sección VI. es información confidencial de la comisión de calificación y no podrá ser revelada a ninguna persona que no participe oficialmente en dicho proceso. Los documentos legales.bo 38..EVALUACION DEL SOBRE "A".Cortesia de www. indicando las razones por las que se inhabilitó algún Proponente. 37.1.
.1.compendio.3. contendrá la información. 40. 41. total de cada una de las propuestas económicas presentadas por los proponentes. la propuesta con menor precio evaluado ocupará el primer lugar. La ARPC mediante resolución administrativa adjudicará la licitación de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 44 de las NB-SABS y notificará por escrito a todos los proponentes dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su emisión. previo el cumplimiento de los requisitos solicitados en el sobre “A”.bo . cuadros comparativos y la recomendación de adjudicación.Cortesia de www. mediante resolución administrativa expresa.. 41. 41. El Convocante no incurre en responsabilidad alguna respecto de los proponentes afectados por esta decisión. resultados que deben ser consignados en el informe de calificación final.. 23 Version obtenida de www. La ARPC podrá adelantar la fecha de apertura del sobre “B”. 43.com. FIRMA Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 42. 39.ADJUDICACION Y PLAZO PARA SU NOTIFICACION. E.CALIFICACION FINAL. con dos (2) días hábiles de anticipación. debidamente justificado. El sobre “B” se calificará de acuerdo a lo establecido en la Sección III Sistema de Evaluación.hacienda. deben estar firmados por todos los miembros de la comisión de calificación y rubricados en todas sus hojas.gov. ADJUDICACION. El informe escrito elaborado por la comisión de calificación.bo 38. La fecha para la presentación del informe a la ARPC no excederá los diez (10) días calendario computables a partir de la apertura del sobre "B".3. El Convocante. en el marco de lo establecido en el artículo 42 de las NB-SABS. podrá dejar sin efecto el proceso licitatorio únicamente cuando surja un hecho de fuerza mayor o caso fortuito. que hubiera extinguido la necesidad de la contratación en cuestión..EVALUACION DEL SOBRE "B". Los documentos que conforman el Informe de calificación final y recomendación. 41. situación que hará conocer en forma escrita a los proponentes. los documentos anexos.2.. las demás propuestas se ordenarán en forma descendente.DERECHO DEL CONVOCANTE DE DEJAR SIN EFECTO EL PROCESO LICITATORIO.INFORME DE CALIFICACION FINAL Y RECOMENDACION. Será la que resulte de la calificación del sobre “B”.
bo .2. en el plazo máximo de quince (15) días hábiles deberá presentar ante el presidente de la comisión de calificación la siguiente documentación. deberá cumplir lo establecido en el parágrafo II del artículo 36 de las NB-SABS. consignó en su propuesta el otorgamiento de un anticipo. adjuntando toda la documentación original a la ARPC. 44. e) En caso de asociación accidental. 44.bo 44. la comisión de calificación emitirá un informe. que en el plazo de dos (2) días hábiles debe firmar el contrato.hacienda.5. Elaborado el contrato. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y FIRMA DE CONTRATO.Cortesia de www. 44.ANTICIPO Y GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO. c) Original del Certificado de Información sobre Solvencia con el Fisco.. Verificados los documentos y su correspondencia con la documentación presentada en la propuesta. emitido por la Contraloría General de la República.compendio. 44. Si el Proponente adjudicado. El Proponente adjudicado.FISCALIZACION Y SUPERVISION DEL CONTRATO. b) Documentación original o fotocopia legalizada por la entidad que emitió el original del documento que respalda la veracidad de la información sobre la experiencia de la empresa. d) Garantía de cumplimiento de contrato. el abogado de la entidad comunicará en forma escrita al Proponente adjudicado.com. de toda aquella documentación presentada en fotocopia simple en su propuesta. Si el Convocante desea postergar la fecha para la firma del contrato.1.gov. según el artículo 51 de las NB-SABS.3. la comisión de calificación revisará y verificará dicha documentación con aquella presentada en la propuesta del Proponente adjudicado. en un plazo máximo de tres (3) días hábiles. 24 Version obtenida de www. por el monto equivalente al siete por ciento (7 %) del monto total del contrato. 45. para la firma del contrato: a) Documentación original o fotocopia legalizada por la entidad competente. deberá presentar la garantía estipulada por un monto igual al cien por ciento (100%) del anticipo requerido. 44. para que la misma de su visto bueno e instruya al abogado de la entidad la elaboración del contrato (utilizando el modelo de contrato adjunto) y proceder a su firma.4. presentada en los Formularios A-5 y A-6.DOCUMENTOS A PRESENTAR. 46. Una vez recibida la documentación anteriormente mencionada.. se aplicará lo estipulado en el parágrafo III del artículo 45 de las NBSABS.
MODIFICACIONES DE LAS OBRAS. que será designado por lo menos treinta (30) días antes de la emisión de la Orden de Proceder de la obra 47. 46. vía el Supervisor. utilizando cualquiera de las siguientes modalidades: a) Orden de Trabajo : La orden de trabajo se aplica cuando se realiza un ajuste o redistribución de cantidades de obra.bo .Cortesia de www.compendio. por el Supervisor y será puesto a conocimiento y consideración del Fiscal. La emisión de Ordenes de Trabajo. El incremento o disminución del monto del contrato.. preferentemente un funcionario de la entidad. pudiendo aplicarse cuando esta redistribución de cantidades no implica una modificación del precio de contrato ni plazos en el mismo y tampoco se introducen ítems nuevos (no considerados en el proceso de licitación). La fiscalización del contrato será realizada a través de un Fiscal de Obra. mediante Orden de Cambio (una o varias sumadas). donde se pueden introducir ítems nuevos (no considerados en la licitación). El documento denominado Orden de Cambio que tendrá número correlativo y fecha. siempre en procura de un eficiente desarrollo y ejecución de la obra. el proceso aprobación y suscripción de la misma debe durar como máximo quince (15) días calendario. que será designado antes del inicio de las obras. Una orden de cambio no puede modificar las características sustanciales del diseño. tendrá la facultad para ordenar por escrito dichas modificaciones al Contratista.2. mediante carta expresa. Una vez formulada la Orden de Cambio por el Supervisor. Estas órdenes serán emitidas por el Supervisor. b) Orden de Cambio: La orden de cambio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación del precio del contrato o plazos del mismo.gov.hacienda. el mencionado Fiscal tendrá la responsabilidad de fiscalizar el contrato de supervisión técnica de la obra.bo 46.com. Asimismo. para el procesamiento de su emisión. será elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos). La Entidad contratante podrá introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias en la obra y con tal propósito. 25 Version obtenida de www. quien con su recomendación enviará a la _____________ (registrar el nombre de la dependencia responsable del seguimiento de la obra en la Entidad). o en el Libro de Ordenes. La Orden de Cambio será firmada por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmo el contrato original. La supervisión de la obra será realizada por una empresa o consultor individual. no debe dar lugar a la emisión posterior de una Orden de Cambio para el mismo objeto.1. tiene como limite el máximo del diez por ciento (10 %) del monto total de Contrato.
b) Recepción Definitiva : Se realiza una vez que se cumplan las siguientes condiciones: a. quien con su recomendación enviará a la _______________ (registrar el nombre de la dependencia responsable del seguimiento de la obra en la Entidad). considerando aspectos técnicos. el cual dependerá de la complejidad de la obra. Ha trasncurrido _______________ (indicar el plazo que la entidad considere que es necesario para verificar las condiciones de la obra. b.Cortesia de www. 48. por el Supervisor y será puesto a conocimiento y consideración del Fiscal. la Comisión de Recepción de la Entidad efectúa una inspección del acto. que derivará con un informe justificado. Aprobado el mismo la MAE instruirá el procesamiento de su emisión. La Recepción de la Obra será realizada en dos etapas que se detallan a continuación: a) Recepción Provisional : Se realizará cuando la obra haya sido concluida completamente en todos los items contractualmente acordados. conforme a lo establecido en el inciso i) del Artículo 57 de las NB-SABS. financieros y de aprobación del Sistema Nacional de Inversión Pública. mediante Contrato Modificatorio (una o varias sumadas) tiene como limite el máximo del quince por ciento (15 %) del monto total original de Contrato.bo . 48.hacienda. La recepción provisional está bajo la responsabilidad del Supervisor.compendio. el cual puede dar lugar a una modificación del precio del contrato o plazos del mismo. donde se pueden introducir ítems nuevos (no considerados en la licitación). El documento denominado Contrato Modificatorio tendrá número y fecha. será elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos).RECEPCION DE OBRA. plazo que no debe superar los 26 Version obtenida de www. siendo el plazo máximo de ciento ochenta (180) días calendario.1. El Contrato Modificatorio será firmado por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato original.com.gov. El incremento o disminución del monto del contrato. Recibida la recomendación e informe la MAE podrá instruír la conformación de una comisión técnica que analizará el informe y emitirá recomendación. la recomendación a la Máxima Autoridad Ejecutiva.bo c) Contrato Modificatorio: El Contrato Modificatorio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación en las características sustanciales del diseño. El contratista ha resuelto las observaciones que hubiesen presentado en la recepción provisional.
3. el ________________ (indicar el cargo de la Máxima Autoridad Ejecutiva o de la determinada en su Reglamento Especifico de la entidad) conformara la Comisión de Asesoramiento Externo (CAE). . Los proponentes podrán interponer recurso de oposición contra la resolución que aprueba el pliego de condiciones.bo .bo 48.com. 27 Version obtenida de www. en el acto se realiza una inspección conjunta con el Fiscal.INTERPOSICION (PRESENTACIÓN) DE RECURSO DE OPOSICIÓN.compendio. Para la realización de cualquiera de las recepciones antes estipuladas. los cuales. Capítulo Cuarto. el cual. Los proponentes podrán interponer recursos de impugnación. deberá ser presentado ante ________________ (Indicar el nombre completo de la Autoridad Responsable del Proceso de Contratación)..hacienda. i.2. deberán ser presentados ante la Autoridad Responsable del Proceso de Contratación y serán resueltos por ______________ (indicar el cargo de la autoridad que resolverá los recursos de impugnación para esta licitación).gov. 48. el Contratista notificará por escrito. La responsabilidad por la recepción definitiva recae en la comisión de recepción de la Entidad. se aplicará el silencio positivo y se entenderá que dicha recepción ha sido realizada sin ninguna observación. de acuerdo con lo establecido en el artículo 82 de las NB-SABS. COMISION DE ASESORAMIENTO EXTERNO. a objeto de que recomiende la confirmación o revocatoria de la resolución objetada. Secciones I y II de las NB-SABS. 50.Cortesia de www. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 49. Supervisor y el Contratista. Si el supervisor no realizará el acto de recepción de la obra en los treinta (30) días posteriores a la notificación del Contratista.INTERPOSICION (PRESENTACIÓN) DE RECURSOS DE IMPUGNACIÓN. con por lo menos (5) días hábiles. ciento ochenta (180) días calendario) para verificar el funcionamiento de la obra). se sujetará a la reglamentación establecida en el Título II. se sujetara a la reglamentación establecida en las Secciones I y III de las NB-SABS. El procedimiento a seguir. El Supervisor comunicará a la Entidad la fecha de recepción de la obra para que esté presente. únicamente contra la resolución que aprueba el informe de calificación del sobre “A” y la resolución de adjudicación. al Supervisor de la Obra indicando la fecha que entregará la obra. 51. El procedimiento a seguir. En caso de interponer (presentarse) algún recurso de impugnación contra la resolución de adjudicación.
Diseño final: Es el diseño de una obra civil. entendiéndose como tales aquellos que por sus costos totales.5. Contratista: Es la empresa que ha sido contratada para realizar una obra civil específica. que cuenta con todos los detalles constructivos necesarios para que pueda ser ejecutada hasta su conclusión.compendio. de acuerdo a especificaciones técnicas. así como del personal clave. así como también ejerce un control sobre el Supervisor Técnico en representación del Contratante. Se pueden considerar como obras similares. Fiscal de Obra: Es el profesional.bo .com. Esta definición del numeral 20. Legalmente es la persona que toma las definiciones que fuesen necesarias en la ejecución de la obra.gov. monto contratado y plazo de entrega. aquéllas que tengan particularidades semejantes y que cuenten con los mismos ítems significativos. tengan una incidencia superior al 10% del costo total de la obra. como el documento extendido por la entidad contratante a favor del Contratista. para lograr el Alcance de trabajo en la ejecución del servicio ofrecido. Si el Proponente así lo considera. uniéndolo contractualmente a la entidad contratante. Metodología: Es la descripción de los métodos que empleará el Proponente. 28 Version obtenida de www. Obra similar: Son obras similares. para lo cual ha especificado las características que distinguen a estas obras. propuesta. Contratante o convocante: Se designa a la persona o institución de derecho público que convoca y contrata la realización de obras.hacienda. será conveniente resaltar cuál de los métodos planteados son novedosos y diferenciadores de la metodología propuesta. funcionario de la entidad contratante o ha sido contratada específicamente para representarla en la ejecución de una obra civil. que oficializa el cumplimiento del contrato. se utilizará para considerar la experiencia de la empresa.5.Cortesia de www.bo G. aquéllas que la entidad ha definido en el numeral 20. deberá contener como mínimo los siguientes datos: Objeto del contrato. plazo y monto detallados en un documento. incluyen tanto una descripción amplia como detallada de cómo el Proponente piensa llevar adelante la realización de cada tarea. DEFINICIONES Certificado de cumplimiento de contrato: Se define.
Además. Este servicio consiste en el control por cuenta del Contratante para asegurarse que la ejecución de una obra civil sea realizada de acuerdo a las condiciones del Contrato y las especificaciones técnicas. 500.hacienda. a él es a quién deben dirigirse. 29 Version obtenida de www. así como en cualquier otra correspondencia oficial. tanto el fiscal.com. Este profesional es llamado Residente de la Obra. para llevar adelante la ejecución de la obra en el plazo ofertado. Residente (Superintendente) de la obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra. Estos servicios también son llamados servicios de consultoría de acompañamiento.gov. el profesional se llama Superintendente.bo . sino cualquier documento que no cumpla con las condiciones de validez requeridas por el convocante Plan de Trabajo: Es la descripción de la secuencia lógica expresada en un Cronograma de Trabajo que tendrán las actividades del servicio y su interrelación con los productos intermedios y finales descritos en el Alcance de Trabajo. Supervisor: Es la empresa consultora o profesional independiente que ha sido o será contratada por el Contratante. Supervisión Técnica: Es el servicio de consultoría. es responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra.Cortesia de www. que supervisa el trabajo que realiza una empresa contratista para el Contratante.000 y cuando ésta supera dicho valor.bo Omisión: Significa no solo la falta de presentación de documentos. asignación de personal y equipamiento ofrecido. cuando la obra tiene un valor de contrato inferior a los $us.compendio. como el supervisor en el libro de órdenes. con la organización. para que realice un servicio de consultoría de supervisión técnica. de alguna obra civil específica.
ya que contiene las principales características. es parte de las Especificaciones Técnicas Especiales.Cortesia de www. Así mismo se debe asegurar que estas no sean restrictivas. pudiendo proponer los mismos un plazo menor razonable y en ningún caso un plazo mayor. Plazo de ejecución de la obra: Como parte de las especificaciones técnicas el Contratante debe indicar el plazo de ejecución al cual deben ajustarse los proponentes.bo SECCION II ESPECIFICACIONES TECNICAS Cada entidad debe adjuntar en esta sección las especificaciones técnicas para cada uno de los ítems que se requieren en la obra. tecnología. volúmenes estimados. En las especificaciones deberá exigirse que todos los bienes y materiales a incorporarse en las obras sean de buena calidad.compendio.com. calidad y otros aspectos inherentes a la preservación del medio ambiente. La existencia de un conjunto de especificaciones técnicas claras y precisas es indispensable para que los licitantes puedan responder en forma realista y competitiva a lo solicitado por el Contratante sin tener que condicionar su propuesta. En caso de incumplir el plazo menor ofrecido. Equipo y Personal Mínimo: El licitante debe estimar el equipo y personal mínimo requerido para la correcta ejecución de la obra. de acuerdo a normas técnicas vigentes y sin uso. la empresa incurrirá en mora y será pasible a las multas establecidas en el contrato Planos: El Licitante debe adjuntar obligatoriamente los planos a Diseño Final con todos los detalles constructivos necesarios. de acuerdo a sus características y magnitud 30 Version obtenida de www.bo .gov.hacienda. El estudio de Diseño Final de la Obra a ejecutarse. Las entidades que normalmente contratan servicios de construcción de obras pueden tener un documento de las especificaciones generales referidas a los rubros que ejecutan constantemente.
que se presentan en la sección VI del presente Pliego de Condiciones.Cortesia de www.hacienda. administrativos y propuesta técnica deben ser evaluados con la modalidad de evaluación cumple o no cumple con lo solicitado. B. que no hayan sido rechazadas en la aplicación del punto a) anterior.bo . se obtiene el precio referencial más adecuado (PRMA). de acuerdo a la siguiente fórmula: PRMA = 0. PROPUESTA ECONOMICA (SOBRE “B”) Se procederá a la apertura y calificación del sobre "B" únicamente de aquellas propuestas cuyo Sobre "A" hubiese cumplido con los requisitos establecidos. con el PRMA y se rechazan todas las propuestas económicas que tengan un monto inferior al noventa por ciento (90%) del PRMA y a todas las propuestas que tengan un monto superior al ciento diez por ciento (110%) del PRMA. administrativos y de propuesta técnica del sobre A. La calificación y/o evaluación del SOBRE "B". para esto se debe considerar el formulario de evaluación de los documentos legales. serán rechazadas. se comparan las propuestas económicas. se considera como la mejor propuesta la que tenga el menor precio 31 Version obtenida de www.compendio. PROPUESTA TECNICA (SOBRE “A”) Los documentos legales.gov. determinado en el numeral 4 del presente pliego de condiciones. comprenderá en todos los casos lo siguiente: a) Las propuestas económicas que estén por encima o debajo del veinte por ciento (20%) del precio referencial (PR). Con todas las propuestas económicas que pasen el anterior requisito.7 (Promedio de propuestas no rechazadas) b) Una vez obtenido el PRMA. c) De las propuestas que han cumplido con los requisitos antes detallados.bo SECCION III SISTEMA DE EVALUACION Las propuestas serán evaluadas de acuerdo al siguiente sistema: A.3 * PR + 0.com.
previo el cumplimiento de los requisitos solicitados en el sobre “A”.bo C.gov. resultados que deben ser consignados en el informe de calificación final.compendio. 32 Version obtenida de www.com. CALIFICACION FINAL Será la que resulte de la calificación del sobre “B”.Cortesia de www.bo .hacienda.
- TRIGESIMA PRIMERA.SEXTA.Partes Contratantes Antecedentes Legales del Contrato Objeto del Contrato Plazo de Ejecución de la Obra Monto del Contrato Anticipo Garantías Domicilio a Efectos de Notificación Vigencia del Contrato Documentos de Contrato Idioma Legislación Aplicable al Contrato Derechos del Contratista Estipulaciones sobre Impuestos Cumplimiento de Leyes Laborales Reajuste de Precios Protocolización y Registro del Contrato Subcontratos Intransferibilidad del Contrato Casos de Fuerza Mayor o caso Fortuito Terminacion del Contrato Por Cumplimiento Por Resolución Solución de Controversias Modificaciones al Contrato VIGESIMA SEGUNDA.DECIMA OCTAVA.TERCERA.CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO PRIMERA.VIGESIMA QUINTA.NOVENA.bo SECCION IV MODELO DE CONTRATO INDICE DEL CONTRATO DE OBRA I .VIGESIMA NOVENA.OCTAVA.DECIMA QUINTA.VIGESIMA.gov.SEPTIMA.Cortesia de www.VIGESIMA TERCERA.QUINTA.DECIMA TERCERA.- .CUARTA.TRIGESIMA.bo VIGESIMA CUARTA.II.DECIMA NOVENA.DECIMA.DECIMA CUARTA.DECIMA SEPTIMA.compendio.VIGESIMA OCTAVA.hacienda.DECIMA SEGUNDA.VIGESIMA SEPTIMA. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO Representante del Contratista Libro de Ordenes Fiscalización y Supervisión de la Obra Medición de Cantidades de Obra Forma de Pago Facturación Modificación de las Obras Orden de Trabajo Orden de Cambio Contrato Modificatorio Pago por Trabajos Adicionales 33 Version obtenida de www.DECIMA SEXTA.VIGESIMA PRIMERA .VIGESIMA SEXTA.SEGUNDA.com.DECIMA PRIMERA.
Cortesia de www.compendio.TRIGESIMA CUARTA.bo TRIGESIMA SEGUNDA.hacienda.- Morosidad y sus Penalidades Responsabilidad y Obligaciones del Contratista Seguro Contra Accidentes Personales y Responsabilidad Civil Inspecciones Suspensión de Trabajos Recepción Provisional Recepción Definitiva Planilla o Certificado de Liquidación Final Procedimiento de Pago de La Planilla o Certificado Final Conformidad 34 Version obtenida de www.TRIGESIMA SEXTA.TRIGESIMA NOVENA.com.CUADRAGESIMA PRIMERA.gov.TRIGESIMA QUINTA.bo .TRIGESIMA SEPTIMA.TRIGESIMA TERCERA.TRIGESIMA OCTAVA.CUADRAGESIMA.
deberá adecuarse este hecho en la redacción de la presente cláusula). SEGUNDA. luego de efectuada la apertura de propuestas presentadas realizó análisis y evaluación tanto del sobre “A” como del sobre “B”. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO PRIMERA. año) en la (registrar el lugar donde fue otorgado el Poder) a favor de (registrar el nombre completo y número de Cédula de Identidad del apoderado legal habilitado para la firma del Contrato en representación del Contratista). (registrar el número) otorgado el (registrar la fecha – día. TERCERA. representado por (registrar el nombre y el cargo de los funcionarios competentes y responsables de la suscripción del Contrato de Obra) que en adelante se denominará el CONTRATANTE y la (registrar la Razón Social de la Empresa Constructora o Asociación de Empresas Constructoras que ejecutará la obra). mediante Licitación Pública No. quienes celebran y suscriben el presente Contrato de Obra..Cortesia de www. habiendo emitido informe y recomendación a la Autoridad Responsable del Proceso de Contratación ( ARPC) de la Entidad. convocó a Empresas Constructoras interesadas a presentar documentos y propuestas económicas para su evaluación. con base en el cual se pronunció la resolución administrativa de adjudicación N° (registrar el número y la fecha de la Resolución).bo .gov.com. sujeto a las siguientes cláusulas: I.compendio.(PARTES CONTRATANTES).(OBJETO DEL CONTRATO) El CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato. En el registro de Escrituras Públicas a su cargo se servirá usted insertar el presente contrato de obras. el mismo que fue aprobado. por haber sido calificada en primer lugar.hacienda. que en adelante se denominará el CONTRATISTA. (registrar el número de la Licitación). (Si la ARPC en caso excepcional decide adjudicar el servicio a un proponente que no sea el recomendado por la Comisión de Calificación. para (registrar el tipo de obra a ser ejecutada y el lugar).bo MINUTA DE CONTRATO SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE (registrar el lugar donde será protocolizado el Contrato). Que la Comisión Calificadora de la Entidad CONTRATANTE. legalmente representada mediante testimonio de poder No. Dirá usted que las partes contratantes son: (registrar de forma clara y detallada el nombre o razón social de la Entidad Contratante o Entidades Contratantes).(ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO) Dirá usted que el CONTRATANTE. resolviendo adjudicar la ejecución de la obra a (registrar la razón social de la Empresa o Asociación de Empresas adjudicatarias del servicio).. todo bajo las normas y regulaciones para contratación de obras del Decreto Supremo 25964.. al cumplir su propuesta con todos los requisitos de la Convocatoria y ser la más aceptable y conveniente a los intereses de la Entidad CONTRATANTE. a ejecutar todos los trabajos necesarios 35 Version obtenida de www. mes.
comenzará a correr el plazo de ejecución de la obra.Cortesia de www. QUINTA. que constará en el Libro de Ordenes. a los documentos que forman parte de él y dando cumplimiento a las normas. El plazo de ejecución de la obra establecido en la presente cláusula. mano de obra y materiales.(MONTO DEL CONTRATO) El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la ejecución del objeto del presente Contrato es 36 Version obtenida de www. que en adelante se denominará LA OBRA. el que será analizado por el SUPERVISOR para luego emitir informe y recomendación respectiva al FISCAL. las especificaciones técnicas y el cronograma de trabajos en el plazo de ______(registrar literalmente el plazo de ejecución de la obra) (registrar numéricamente el plazo. entre paréntesis) calendario. condiciones. a efectos de la emisión de la Orden de Cambio que establezca la ampliación de plazo. en la misma fecha en que se haya hecho efectivo el desembolso del anticipo. por orden del CONTRATANTE. el CONTRATISTA se obliga a ejecutar el trabajo y a suministrar equipo. la Orden de Proceder no podrá ser emitida antes de que se haga efectivo el desembolso total del anticipo. Para la completa ejecución y conclusión de la obra dentro de las especificaciones técnicas que forman parte del presente Contrato. Emitida la Orden de Proceder.compendio. especificaciones. así como y para garantizar la calidad de la misma. El plazo para la movilización del CONTRATISTA. que será de ( egistrar literalmente el plazo que se ha previsto al efecto) r (registrar numéricamente el plazo. En consecuencia. cuando el CONTRATISTA efectúe el trámite de reclamo en su favor.hacienda. por lo que será consignado en la respectiva Orden de Cambio o Contrato Modificatorio. obligaciones. precio. facilidades para la Supervisión y propias.bo ..bo para la (describir de forma detallada la obra que será ejecutada e identificar de forma clara el lugar de su emplazamiento) hasta su acabado completo. o sustentando en otra de las causales previstas en este Contrato y documentos que forman parte del mismo. dimensiones. por lo que también se computa a partir de la emisión de la Orden de Proceder. la validación del lugar de la obra. entre paréntesis) días calendario. así como todo lo necesario de acuerdo a los documentos de Licitación y Propuesta. CUARTA. incrementando volúmenes de obra o introduzca modificaciones en la obra que incidan en el plazo. tiempo de ejecución estipulado y características técnicas establecidas en los documentos de Contrato y en las cláusulas contractuales contenidas en el presente instrumento legal. los planos a diseño final. cumpliendo el procedimiento pertinente. También se podrá ampliar el plazo por demora en el pago de planillas de avance de obra.gov. podrá ser ampliado cuando el CONTRATANTE modifique el alcance de la obra mediante el procedimiento establecido en la Cláusula Trigésima. realizando los trabajos de instalación de faenas. con estricta y absoluta sujeción a este Contrato.com..(PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA) El CONTRATISTA ejecutará y entregará la obra satisfactoriamente concluida de estricto acuerdo con los ítems de la propuesta adjudicada. que serán computados a partir de la fecha en la que el SUPERVISOR expida la Orden de Proceder. regulaciones. forma parte del plazo total de ejecución de la obra.
gastos de transporte y viáticos y todo otro costo directo o indirecto incluyendo utilidades que pueda tener incidencia en el precio total de la obra.com. aranceles. incidencia en ellos por leyes sociales. autorice realizar mediante el instrumento técnico-legal previsto en el presente Contrato en la Cláusula de Modificaciones a la obra. instalaciones auxiliares. a solicitud expresa de este. SEXTA. a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA o solicitar al CONTRATANTE su ejecución. previas las mediciones respectivas. andamiajes y todos los demás elementos.. monto que será descontado en _____(indicar el número de planillas acordadas entre ambas partes contratantes) planillas. a través del FISCAL. el CONTRATANTE entregará al CONTRATISTA. impuestos. …………… emitida por (registrar el nombre de la 37 Version obtenida de www. Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA. hasta su acabado satisfactorio y posterior entrega definitiva.bo de:_______ (Registrar en forma literal el monto del Contrato. Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada incluyen la provisión de materiales de primera calidad. ya que no se reconocerán ni procederán pagos por trabajos que hiciesen exceder dicho monto. daños a terceros.hacienda. maquinaria y de accidentes personales. el monto del contrato podrá ser en moneda extranjera). incluyendo los trabajos adicionales que el CONTRATANTE. reparaciones por trabajos defectuosos. Este monto es resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta adjudicada a las cantidades de obra que se han establecido en el Formulario de Propuesta que forman parte de este Contrato. con objeto de cubrir gastos de movilización y compra de materiales. el monto o valor final de la obra. que sean necesarios para la realización y cumplimiento de la ejecución de la obra.gov.Cortesia de www. gastos de seguro de equipo. a excepción de aquellos autorizados expresamente por escrito mediante los instrumentos técnico-legales previstos en este Contrato.(ANTICIPO) Después de ser suscrito legalmente el CONTRATO. un anticipo de hasta el veinte por ciento (20%) del monto total de la obra como máximo. SEPTIMA. cumplida y fiel ejecución del presente CONTRATO en todas sus partes con la ( registrar el tipo de garantía otorgada) No.compendio.bo . Sin embargo.. equipos. garantiza la correcta. con las siguientes garantías: 7. hasta cubrir el monto total del anticipo.(GARANTIAS) El CONTRATISTA garantiza el cumplimiento de este CONTRATO. efectuar los trabajos contratados dentro del monto establecido como monto de la obra.1 Garantía de Cumplimiento de Contrato: EL CONTRATISTA. (Para contrataciones internacionales. El SUPERVISOR llevará el control directo de la vigencia y validez de la garantía de correcta inversión del anticipo. herramientas. en bolivianos establecido en la Resolución de Adjudicación). sin excepción alguna. será el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta adjudicada a las cantidades de obra efectiva y realmente ejecutadas. Este precio también comprende todos los costos de referidos a salarios. en cuanto al monto y plazo.
com.. EL CONTRATISTA. Empero.. del 200. hecho que se hará constar mediante el Acta correspondiente. El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA. Las garantías descritas precedentemente estarán bajo custodia de la Unidad Administrativa. sin necesidad de ningún trámite o acción judicial. 7. será ejecutado en favor del CONTRATANTE. por lo que el CONTRATISTA realizará las acciones correspondientes a este fin oportunamente.3. por el siete por ciento (7 %) del valor del CONTRATO. a la orden de (registrar el nombre o razón social de la Entidad CONTRATANTE). Entidad emisora de la garantía) el …… de ………. dicha garantía será devuelta después de la Liquidación del Contrato.2.hacienda. Esta garantía original. con vigencia hasta la amortización total del anticipo. suscrita por ambas partes contratantes. en la fecha que reciba el anticipo. El importe de esta Garantía podrá ser cobrado por el CONTRATANTE en caso de que el CONTRATISTA no se haya movilizado e iniciado trabajos dentro de los (registrar en forma literal y numérica. (registrar el monto en forma literal) (registrar el monto en forma numérica.. una (registrar el tipo de garantía requerido). si se procediera a la Recepción Definitiva de la Obra dentro del plazo contractual y en forma satisfactoria. 38 Version obtenida de www. Garantía de Correcta Inversión del Anticipo: EL CONTRATISTA entrega al CONTRATANTE.bo 7. o en caso de que no cuente con el material.Cortesia de www. equipo y personal necesarios para la prosecución de la obra. del 200…. una vez iniciada esta. la orden del (registrar el nombre o razón social de la Entidad CONTRATANTE). el plazo previsto al efecto en los pliegos de licitación) días establecidos al efecto.compendio. de ………. entre paréntesis). podrá ser sustituida periódicamente deduciéndose el monto amortizado y ser emitida por el saldo que resta por amortizar. con vigencia hasta el ………. juntamente con el Certificado de Cumplimiento de Contrato. después de recibir la Orden de Proceder. acto que no eximirá la responsabilidad del Supervisor. a su solo requerimiento. (registrar el monto en forma literal) (registrar el monto en forma numérica. tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Cumplimiento de CONTRATO durante la vigencia de éste. por el cien por ciento (100%) del monto del anticipo solicitado por el CONTRATISTA ( veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato). Las garantías substitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta el plazo originalmente previsto. El SUPERVISOR llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad. entre paréntesis).gov..bo .
com. en ningún caso el total de subcontratos podrá exceder el veinticinco (25%) del valor total de este Contrato. proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejm. a solicitud del CONTRATISTA. el CONTRATANTE analizará la solicitud.. total o parcialmente este Contrato.(SUBCONTRATOS) Si el SUPERVISOR autoriza la subcontratación de alguna parte del Contrato.hacienda.Cortesia de www. la ampliación del plazo del Contrato o la exención del pago de penalidades.bo En caso de que por cualquier circunstancia. subrogar. servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento. dentro de los cinco (5) días hábiles de ocurrido el hecho. imprevisto o inevitable. imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios. En ningún caso el CONTRATISTA podrá pretender autorización para subcontratos que no hubiesen sido expresamente previstos en su propuesta. DECIMA NOVENA. relacionándola con la consecución del objetivo dentro del plazo previsto y con los recursos existente. de modo inexcusable e imprescindible en cada caso.gov. Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento en el proceso de ejecución de la obra o de demora en el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de trabajos en obra. 42 Version obtenida de www. En caso excepcional. como documento suficiente a las partes. Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al CONTRATISTA del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del presente Contrato. transferir. y el CONTRATISTA será directa y exclusivamente responsable por los trabajos.bo . que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del CONTRATO.(CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO) Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente contrato. Se reputa caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre. dando lugar a retrasos en el avance y/o entrega de ella. de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego al SUPERVISOR por escrito dentro del plazo previsto para los reclamos.. ceder. el SUPERVISOR tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito. el presente Contrato no fuese protocolizado.). revoluciones. emergente de Caso Fortuito o Fuerza Mayor. bloqueos. su calidad y la perfección de ellos. VIGÉSIMA. así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la obra. DECIMA OCTAVA.. inundaciones y otros desastres naturales). Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo.(INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO) El CONTRATISTA bajo ningún título podrá. dentro de lo estipulado en la Propuesta. el CONTRATISTA deberá recabar del FISCAL DE OBRA un certificado de constancia de la existencia del impedimento. etc. sin el cual. huelgas.compendio.: conmociones civiles.
2 Por Resolución del Contrato: Si es que se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el contrato a los efectos legales correspondientes. VIGESIMA PRIMERA. lo cual se hará constar por escrito.2. El presente contrató concluirá bajo una de las siguientes modalidades: 21.(TERMINACION DEL CONTRATO). una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él. tanto el CONTRATANTE como el CONTRATISTA. por ser obligación del CONTRATISTA tomar y adoptar todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas contingencias. voluntariamente acuerdan dentro del marco legal vigente en Bolivia.gov.hacienda.1. por causales atribuibles al CONTRATISTA.com. si emitida la Orden de Proceder demora más de quince (15) días calendario en movilizarse a la zona de los trabajos (en caso de obra de corta duración. sin autorización escrita del SUPERVISOR.compendio. podrá proceder al trámite de resolución del Contrato. por (registrar los días en función del plazo total de la obra que se ejecuta) días calendario continuos. Resolución a requerimiento del CONTRATANTE. tampoco se considerarán como fuerza mayor o caso fortuito. 21. d) Por suspensión de los trabajos sin justificación. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia.bo En caso de que la ampliación sea procedente. del equipo y personal ofertados.1. darán por terminado el presente Contrato.bo . 43 Version obtenida de www. El CONTRATANTE. se considerará como causa de Fuerza Mayor el mal tiempo que no sea notablemente fuera de lo común en el área de ejecución de la Obra. f) Por incumplimiento injustificado del Cronograma de obra sin que el CONTRATISTA adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la obra dentro del plazo vigente. las demoras en la entrega en la obra de los materiales. por cuanto el CONTRATISTA ha tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado. en los siguientes casos: a) Por incumplimiento en la iniciación de la obra.Cortesia de www.. el CONTRATANTE y el CONTRATISTA. de acuerdo a Cronograma. en el período de movilización. Por Cumplimiento de Contrato: De forma normal. el siguiente procedimiento para procesar la resolución del Contrato: 21. equipos e implementos necesarios. c) Por quiebra declarada del CONTRATISTA. e) Por incumplimiento en la movilización a la obra. Asimismo. el plazo será extendido mediante una Orden de Cambio procesada conforme se ha estipulado en la Cláusula Trigésima. este plazo puede ser reducido) b) Por disolución del CONTRATISTA (sea Empresa Constructora o Asociación de Empresas Constructoras).
de su intención de resolver el CONTRATO. o de instrucciones escritas del SUPERVISOR h) Por falta de pago de salarios a su personal y otras obligaciones contractuales que afecten a la obra. según quién haya 44 Version obtenida de www. Resolución a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles al CONTRATANTE El CONTRATISTA. a la otra parte. el proceso de resolución continuará a cuyo fin el CONTRATANTE o el CONTRATISTA. 21. 21. las garantías deben estar plenamente vigentes y el CONTRATANTE o el CONTRATISTA darán aviso escrito mediante carta notariada. o el veinte por ciento (20). para la suspensión de la ejecución de obras por más de 30 (treinta) días calendario. planos. podrá proceder al trámite de resolución del Contrato. Reglas aplicables a la Resolución : Para procesar la Resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas. se normalizara el desarrollo de los trabajos y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolución expresa por escrito su conformidad a la solución.com.bo g) .gov. Si dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de la fecha de notificación. c) Por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de avance de obra aprobado por el SUPERVISOR. En caso contrario. alcance el diez por ciento (10%) del monto total del contrato .Cortesia de www. j) Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega provisional o definitiva.bo Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de las especificaciones.3. de forma obligatoria.hacienda. estableciendo claramente la causal que se aduce. que en el caso de incrementos garantice el pago. si al vencimiento del término de los quince (15) días no existe ninguna respuesta. por más de 90 (noventa) días calendario computados a partir de la fecha de remisión del certificado o planilla de avance de obra por el FISCAL a la Entidad. en los siguientes casos: a) Por instrucciones injustificadas emanadas del CONTRATANTE o emanadas del SUPERVISOR con conocimiento del CONTRATANTE. el aviso de intención de resolución será retirado.decisión optativa -. i) Por subcontratación de una parte de la obra sin que esta haya sido prevista en la propuesta y/o sin contar con la autorización escrita del SUPERVISOR. se enmendaran las fallas.compendio. pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de obra sin emisión de la necesaria Orden de Cambio o Contrato Modificatorio. b) Si apartándose de los términos del contrato el CONTRATANTE a través del SUPERVISOR.2.2.
bo 21. e instalaciones temporales. notificará mediante carta notariada a la otra parte. caso contrario si la vigencia está a finalizar y no se amplía. equipamiento e instalaciones temporales aptos para su utilización en la prosecución de los trabajos si corresponde. El CONTRATISTA conjuntamente con el SUPERVISOR. Con base en la planilla o certificado de cómputo final de volúmenes de obra. mediante carta notariada dirigida al CONTRATISTA. El SUPERVISOR a solicitud del CONTRATANTE.bo . En este caso no se reconocerá al Contratista gastos de desmovilización de ninguna naturaleza.gov. el CONTRATISTA suspenderá el trabajo de acuerdo a las instrucciones que al efecto emita en el Libro de Ordenes el SUPERVISOR. procederán con la medición del trabajo ejecutado hasta la fecha de suspención. El CONTRATANTE quedará en libertad de continuar la Obra a través de otro contratista. estableciendo saldos en favor o en contra para su respectivo pago o cobro de las garantías pertinentes. emitida por el SUPERVISOR. el CONTRATANTE en cualquier momento. A la entrega de dicho comunicación oficial de resolución.Cortesia de www. requerido la resolución del contrato. o vayan contra los intereses del Estado. siempre que dichas propuestas sean aceptables en precio y plazo. materiales. el CONTRATISTA preparará la planilla o Certificado Final.com. Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al contratante o al contratista. preferentemente podrá efectuar consulta al proponente calificado en segundo lugar en la licitación. si aún la vigencia de dicha garantía lo permite. para establecer si mantiene su propuesta y así sucesivamente. procederá a establecer y certificar los montos reembolsables al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente ejecutados y de los materiales. el 45 Version obtenida de www. Solo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste tendrá derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la instalación de faenas para la ejecución de la obra y los compromisos adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento contra la presentación de documentos probatorios y certificados. será ejecutada con cargo a esa liquidación. que la RESOLUCION DEL CONTRATO SE HA HECHO EFECTIVA. suspenderá los trabajos y resolverá el CONTRATO total o parcialmente.hacienda. Esta carta dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales imputables al CONTRATISTA se consolide en favor del CONTRATANTE la garantía de Cumplimiento de CONTRATO manteniéndose pendiente de ejecución la garantía de correcta Inversión del Anticipo hasta que se efectué la conciliación de saldos.4.compendio. equipamiento. Si en cualquier momento antes de la terminación de la prestación del servicio objeto del CONTRATO. el CONTRATANTE se encontrase con situaciones fuera de control de las partes que imposibiliten la ejecución o conclusión de la obra.
bo . la primera reglamenta la vía judicial. antes de someter sus litigios a los tribunales ordinarios o durante el trámite judicial. bajo la jurisdicción coactiva fiscal.gov. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO VIGÉSIMA CUARTA. Arbitraje: En caso de surgir controversias entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA que no puedan ser solucionadas por la vía de la concertación.hacienda. como un medio alternativo de solución rápida. o en la etapa de liquidación del Contrato.(SOLUCION DE CONTROVERSIAS) (Para aplicar esta cláusula. efectiva. las partes declaran.compendio. a cuyo efecto se contemplará durante el curso de la ejecución del servicio. o después de su terminación.. excepto en los casos y mediante los instrumentos previstos de forma expresa en el presente Contrato. y la segunda reglamenta la vía del arbitraje y conciliación). titulado. VIGESIMA TERCERA. de acuerdo al interés que de esta dependa..(MODIFICACIONES AL CONTRATO) Los términos y condiciones contenidas en este Contrato no podrán ser modificados unilateralmente.com.bo avalúo de los materiales en obra que pudieran ser empleados posteriormente. Con estos datos el SUPERVISOR elaborará la planilla de medición final y el trámite de pago será el previsto en la Cláusula Cuadragésima. aplicando la normativa prevista en la Ley N° 1770 de Arbitraje y Conciliación vigente en el país. la entidad contratante podrá voluntariamente optar por una de las siguientes modalidades. Asimismo el SUPERVISOR liquidará los costos proporcionales que demandase el levantamiento de las instalaciones. que lo califiquen para llevar a cabo de forma satisfactoria la ejecución de la obra. acuerdan y deciden someter sus controversias al ámbito del arbitraje y conciliación. el mismo que será presentado oficialmente antes del inicio de los trabajos. al SUPERINTENDENTE.. las partes están facultadas para acudir a la vía judicial.Cortesia de www. desmovilización de maquinaria / equipo y algunos otros gastos que a juicio del SUPERVISOR fueran considerados sujetos a reembolso. excluyente y definitiva. II.(REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA) EL CONTRATISTA designa como su representante legal en obra. con suficiente experiencia en la dirección de Obras similares. VIGESIMA SEGUNDA. la evaluación de los compromisos que el CONTRATISTA tuviera pendiente por compra y otros debidamente documentados. profesional calificado en la propuesta. mediante comunicación 46 Version obtenida de www. Judicial: En caso de surgir controversias entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA que no puedan ser solucionadas por la vía de la concertación.
El Superintendente de Obra también podrá utilizar el Libro de Ordenes para comunicar al SUPERVISOR actividades de la obra. éste recién entrará en ejercicio de la función. con total autoridad para actuar en legal representación del CONTRATISTA. En caso de ausencia temporal de la obra.Cortesia de www. firmando en constancia y el SUPERVISOR tomará conocimiento registrando también su firma y respuesta o instrucción si corresponde .compendio.(LIBRO DE ORDENES DE TRABAJO) Bajo su responsabilidad y en la obra. el CONTRATISTA llevará un Libro de Ordenes de Trabajo con páginas numeradas y dos copias. para que ésta comunique y presente al SUPERINTENDENTE a la SUPERVISION. salvo casos de gravedad. el mismo que deberá ser aperturado con participación de Notario de Fe Pública en la fecha en que el CONTRATISTA reciba la Orden de Proceder. Si el CONTRATISTA desea representar una orden escrita en el Libro de Ordenes.bo escrita dirigida a la FISCALIZACION.bo .hacienda. que se refieran a los trabajos. Esta Suplencia será temporal y no debe exceder los treinta (30) días hábiles. órdenes y observaciones impartidas al Contratista. Una vez que el CONTRATANTE acepte por escrito al nuevo SUPERINTENDENTE. con autoridad para asumir medidas correctivas en caso necesario. prestará servicios a tiempo completo y está facultado para: a) Dirigir la realización de la obra b) Representar al CONTRATISTA en la ejecución de la obra durante toda su vigencia.com.gov. En este libro el SUPERVISOR anotará las instrucciones. deberá hacerla conocer al CONTRATANTE por intermedio del SUPERVISOR en forma escrita en el Libro de Ordenes. cualquier acto anterior es nulo. por causas emergentes del presente contrato. EL SUPERINTENDENTE de obra tendrá residencia en el lugar en que se ejecuta la obra. así como de la conducta y ética profesional de todo el personal bajo su dependencia. f) Es el responsable del control de asistencia. u otras de fuerza mayor o caso fortuito. caso contrario el CONTRATISTA deberá proceder a sustituir al SUPERINTENDENTE. c) Mantener permanentemente informada a la SUPERVISION sobre todos los aspectos relacionados con la obra d) Mantener coordinación permanente y efectiva con la Oficina Central del CONTRATISTA.. dentro de dos (2) días subsiguientes a la fecha de 47 Version obtenida de www. con conocimiento y autorización del CONTRATANTE a través de la SUPERVISION. presentando a consideración del CONTRANTE una terna de profesionales de similar o mejor calificación que el que será reemplazado. e) Presentar el Organigrama completo del personal del CONTRATISTA. asumirá esas funciones el profesional inmediato inferior. Cada orden llevará fecha y firma del SUPERVISOR y la constancia firmada del Superintendente de Obra de haberla recibido. VIGESIMA QUINTA. asignado a la obra.
2. ? Coordinar todos los asuntos relacionados con los Contratos de Construcción y Supervisión.bo dicha orden.gov.hacienda. quedando una copia en poder del SUPERVISOR y otra del CONTRATISTA. el día en que suceda el hecho a efectos de que el SUPERVISOR se pronuncie de forma objetiva. VIGESIMA SEXTA. los aspectos del desarrollo de la obra que considere relevantes. El FISCAL tiene funciones diferentes a las del SUPERVISOR. 48 Version obtenida de www. denominada en este Contrato el SUPERVISOR. por el cual comunicará al CONTRATISTA la iniciación de obra y el proceso de ejecución.(FISCALIZACIÓN Y SUPERVISION DE LA OBRA) 26. teniendo entre ellas las siguientes a título indicativo y no limitativo: Organizar y dirigir la oficina regional del SUPERVISOR en el mismo lugar de la obra. Asimismo el CONTRATISTA esta facultado para hacer conocer al SUPERVISOR mediante el Libro de Ordenes. Fiscalización : Los trabajos materia del presente CONTRATO estarán sujetos a la FISCALIZACIÓN permanente del CONTRATANTE. ? Exigir el buen uso de los recursos asignados a la Obra. El original del Libro de Ordenes. realizando seguimiento y control de los actos del SUPERVISOR en la Supervisión Técnica de la Obra. como por ejemplo en el caso de los días de lluvia que puedan afectar la ruta crítica del cronograma de ejecución de la obra. 26. con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de supervisión e inspección técnica. por lo que no está facultado para suplantar en el ejercicio de sus específicas funciones y responsabilidades al SUPERVISOR.Cortesia de www. en caso contrario. Exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Ordenes de Trabajo. quien nombrará como FISCAL DE OBRA a un (registrar la especialidad del profesional) quien tendrá a su cargo: ? Exigir a través del SUPERVISOR el cumplimiento del Contrato de Obra.1.. una Firma Consultora o Asociación de Firmas Consultoras) contratada para el efecto.bo . ? Exigir directamente el cumplimiento del Contrato de SUPERVISION TECNICA. Estudiar e interpretar técnicamente los planos y especificaciones para su correcta aplicación por el CONTRATISTA. quedará sobreentendido que el CONTRATISTA acepta tácitamente la orden sin derecho a reclamación posterior. será entregado al CONTRATANTE a tiempo de la Recepción Definitiva de la obra.com. Supervisión Técnica : La SUPERVISIÓN de la Obra será realizada por (registrar si se trata de un Consultor individual.compendio. ? Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los Certificados de Obra aprobados por el SUPERVISOR.
(FORMA DE PAGO) El pago será paralelo al progreso de la obra. en Orden de Cambio o en Contrato Modificatorio. VIGESIMA OCTAVA. sin obstáculos y con la exactitud requerida. en versión definitiva al SUPERVISOR para su control y aprobación. 49 Version obtenida de www.bo - - En caso necesario. en los documentos de Licitación. podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las características técnicas. documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos.hacienda. Para el eficiente cumplimiento de las tareas del SUPERVISOR. éste notificará al SUPERVISOR con dos días calendario de anticipación y preparará todo lo necesario para que se realice dicha labor. que puedan originar modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos. Los resultados de las mediciones efectuadas conjuntamente y los cálculos respectivos se consignarán en una planilla especial que será elaborada por el CONTRATISTA en dos ejemplares. la ejecución de estas. a este fin mensualmente y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido.compendio. todo lo que se indica en los Servicios de Campo del SUPERVISOR.(MEDICION DE CANTIDADES DE OBRA) Para la medición de las cantidades de obra ejecutada mensualmente por el CONTRATISTA. Las atribuciones Técnicas de la Supervisión también están establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas. el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR. Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la obra ejecutada y aprobar los Certificados o Planillas de avance de obra. una planilla o certificado de pago debidamente llenado. por lo que deben ser ejercidas por el SUPERVISOR.gov. uno de los cuales será entregado con fecha. para su revisión en versión definitiva. diseño o detalles de la obra. Las obras deberán medirse netas. con fecha y firmado por el Superintendente de obra. No se medirán volúmenes excedentes cuya ejecución no haya sido aprobada por escrito por el SUPERVISOR..Cortesia de www.bo .com. para conocimiento y consideración del CONTRATANTE a efectos de su aprobación. excepto cuando los documentos de Contrato prescriban un procedimiento diferente. o para solicitar al CONTRATANTE a través del FISCAL. VIGESIMA SEPTIMA. Llevar el control directo de la vigencia y validez de las boletas bancarias de garantía. a los efectos de requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación (en monto y plazo). El CONTRATISTA preparará el certificado de pago o planilla mensual correspondiente en función de las mediciones realizadas conjuntamente con el SUPERVISOR. el CONTRATISTA le prestará todas las facilidades sin restricción ni excepción alguna y pondrá a su disposición. formulando las debidas justificaciones técnicas y económicas. de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA..
mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla. con la firma y fecha respectivas. Si en ese lapso. como compensación económica. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista del CONTRATANTE. dentro del término de tres (3) días hábiles subsiguientes a su recepción.bo . En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra. El certificado aprobado por el SUPERVISOR. con la fecha de aprobación. supera los noventa (90) días calendario. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer al CONTRATANTE la demora en el pago (en días). la ampliación de plazo por día de demora. solo podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje al le que falta recibir en pago. los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL. quien pondrá de inmediato a conocimiento del CONTRATANTE. para el pago.com.gov. el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado. El CONTRATISTA. por el monto no pagado. debiendo el CONTRATISTA. para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que 50 Version obtenida de www. independiente del plazo. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR. o lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones. el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el día 46 hasta el día en que se haga efectivo el pago. o lo enviará a la dependencia pertinente del CONTRATANTE para el pago. desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR. después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo. recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen.hacienda.bo De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto. valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra el CONTRATANTE. Si la demora de pago parcial o total. El SUPERVISOR. Si el pago del certificado mensual no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista del CONTRATANTE. dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. el pago que se realiza es parcial. el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario. en este último caso.compendio. para el pago. será remitido al FISCAL DE OBRA. para correcciones o aclaraciones. a efectos de deducir los mismos del lapso que el CONTRATANTE en su caso pueda demorar en la efectivización del pago de la citada planilla.Cortesia de www. el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. quien luego de tomar conocimiento del mismo. con la nueva fecha.
hacienda. (que modifiquen el plazo o el monto de la obra). Los instrumentos legales para estas modificaciones son: A. a efectos que la misma cumpla con el fin previsto.(MODIFICACION DE LAS OBRAS) 30.(FACTURACION) El CONTRATISTA emitirá la factura correspondiente a favor del CONTRATANTE una vez que cada planilla de avance de obra haya sido aprobada por el SUPERVISOR. 30. TRIGESIMA . Queda establecido que de forma excepcional. el SUPERVISOR. aunque no cuenten con precios unitarios establecidos en el Contrato. durante el período de ejecución de la obra. En caso de que no sea emitida la factura respectiva. previo el trámite respectivo de aprobación podrán introducir modificaciones que consideren estrictamente necesarias y con tal propósito.com.bo . VIGESIMA NOVENA. el CONTRATANTE no hará efectivo el pago de la planilla. con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual.. podrán efectuar modificaciones y/o ajustes necesarios al diseño de la obra. será el establecido precedentemente. tendrá la facultad para ordenar por escrito al CONTRATISTA y éste deberá cumplir con cualquiera de las siguientes instrucciones: Efectuar ajustes de rutina o especiales en el desarrollo cotidiano de la obra. el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula. por causas plenamente justificadas (técnica.bo asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan.2.Cortesia de www. El SUPERVISOR. Incrementar o disminuir cualquier parte de la obra prevista en el Contrato.compendio.1.gov. el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente. con la autorización expresa del CONTRATANTE.. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado. Ejecutar trabajos adicionales inherentes a la misma obra. legal y financiera). de acuerdo al articulo 59 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios En cada caso. (Mediante una Orden de Trabajo) 51 Version obtenida de www. que sean absolutamente necesarios. advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. En caso de que el CONTRATISTA.
o trabajos (ítems) para los cuales la propuesta no establezca bases de pago. no deberán dar lugar a la emisión posterior de Orden de Cambio para el mismo objeto.bo . El informe-recomendación y antecedentes deberán cursados por el SUPERVISOR al FISCAL. quien con su recomendación enviará a la (registrar el nombre de la dependencia responsable del seguimiento de la Obra en la Entidad). o en el Libro de Ordenes.bo Cuando la modificación esté referida a un ajuste o redistribución de cantidades de obra.compendio. para su consideración a los efectos de elaborarse el documento pertinente. en las condiciones o en el monto del Contrato. en este caso el precio se determinará mediante propuesta del CONTRATISTA a ser analizada por el SUPERVISOR quien efectuará la respectiva evaluación que constará en su informe – recomendación al FISCAL. deberá concertarse previamente con el CONTRATISTA. e independiente de la emisión de Orden (es) de Cambio. sin que ello signifique cambio sustancial en el diseño de la obra. a efectos de evitar reclamos posteriores. por el SUPERVISOR y será puesto a conocimiento y consideración del FISCAL. Estas órdenes serán emitidas por el SUPERVISOR. (Mediante Contrato Modificatorio) Solo en caso extraordinario en que la obra deba ser complementada o por otras circunstancias de Fuerza Mayor o caso Fortuito que determinen una modificación significativa en el diseño de la obra y que signifique un decremento o incremento independiente a la emisión de Ordenes de Cambio. quien luego de su análisis y con su recomendación enviará dicha documentación a la (registrar el nombre de la dependencia responsable del seguimiento de la obra en la Entidad).com. siempre en procura de un eficiente desarrollo y ejecución de la obra. para los cuales existe base de pago en la propuesta.gov. El incremento o disminución mediante Orden de Cambio (una o varias sumadas solo admite el máximo de diez por ciento (10%) del monto total de Contrato. El documento denominado Orden de Cambio que tendrá número correlativo y fecha del día de emisión.hacienda. En este caso de que signifique una disminución en la obra. Esta modalidad de modificación de la obra solo es admisible hasta el quince por ciento (15%) del monto original del contrato. (Mediante Orden de Cambio) En caso que la modificación establezca incremento o disminución en las cantidades de obra. será elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos). La emisión de Ordenes de Trabajo. B. para el procesamiento de su análisis técnico legal y formulación del Contrato.Cortesia de www. C. 52 Version obtenida de www. el SUPERVISOR podrá formular el documento de sustento técnico-financiero que establezca las causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento. mediante carta expresa. para el procesamiento de su emisión.
la Orden de Cambio o el Contrato Modificatorio.bo antes de su suscripción. Bolivianos equivalentes al 8 por 1.(MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES) Queda convenido entre las partes contratantes. dentro de los quince (15) días calendario subsiguientes a la emisión de la Orden de Proceder y será presentado para su aprobación al SUPERVISOR.Modificación de las obras. comunicará oficialmente esta situación. TRIGESIMA PRIMERA.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso desde el día 91 en adelante.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre el 31 y 60 días.bo . o de acuerdo a lo expresamente establecido en la Orden de Cambio o el Contrato Modificatorio. el CONTRATISTA se constituirá en mora sin necesidad de ningún previo requerimiento del CONTRATANTE obligándose por el sólo hecho del vencimiento del plazo a pagar por cada día calendario de retraso en el cumplimiento de Contrato.. TRIGESIMA SEGUNDA. constituye un documento fundamental del presente Contrato a los fines del control mensual del AVANCE DE LA OBRA.3. el CONTRATISTA y el SUPERVISOR deberán tener muy en cuenta el plazo estipulado en el Cronograma para cada actividad. cuando se trate de ítems de nueva creación. así como de control del plazo total. Bolivianos equivalentes al 4 por 1. por cuanto si el plazo total fenece sin que se haya concluido la Obra en su integridad y en forma satisfactoria.compendio.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre el 1 y 30 días. serán pagados según los precios unitarios de la propuesta aceptada y adjudicada cuando los trabajos adicionales sean similares a los contemplados en ella. Bolivianos equivalentes al 6 por 1. Una vez aprobado por el SUPERVISOR y aceptada por el CONTRATANTE. una multa equivalente a: Bolivianos equivalentes al 2 por 1. en ninguno de los casos constituye un documento regulador de procedimiento de ejecución de obra. Mensualmente el CONTRATISTA consignará los volúmenes ejecutados en el certificado o planilla de pago por avance de obra. La orden de Trabajo.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre 61 y 90 días. A los efectos de aplicarse morosidad en la ejecución de la obra.com. considerando lo establecido en el numeral 47 del Pliego de Condiciones. De establecer el SUPERVISOR que como emergencia de la aplicación de multas por moras por no conclusión de obra dentro del plazo previsto y que se ha llegado al límite máximo del 10% del monto total del Contrato. 53 Version obtenida de www. excepto en casos de emergencia declarada para el lugar de emplazamiento de la obra.gov. deben ser emitidos y suscritos de forma previa a la ejecución de los trabajos por parte del CONTRATISTA.Cortesia de www.(PAGO DE TRABAJOS ADICIONALES)Los trabajos adicionales ordenados conforme a una de la modalidades descritas en la cláusula trigésima. que una vez suscrito el presente contrato. 30..hacienda. el Cronograma de ejecución de obra propuesto será ajustado en función de la fecha de emisión de la Orden de Proceder..
gov.bo . si corresponde.com.-(RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA) 33. instrucciones y pliegos de especificaciones y demás documentos de la Obra que le fueron proporcionados.1. EL CONTRATISTA no podrá entregar obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo errores. Queda también establecido que el CONTRATANTE podrá retener el total o parte del importe de las planillas por avance de obra para protegerse contra posibles perjuicios por trabajos defectuosos de la obra y no corregidos oportunamente pese a las instrucciones del SUPERVISOR. 33. se hará antes de proceder a la ejecución de cualquier trabajo. El CONTRATISTA y su representante en la obra están obligados a conocer minuciosamente los planos. para la solución de ellas no se haya empleado parte o el total de dichos fondos.hacienda.3. defectos y omisiones en los planos y especificaciones técnicas. Durante el tiempo que demanda la ejecución de la Obra el CONTRATISTA deberá mantener en el sitio de la misma al Superintendente de Obra (o Ingeniero Residente. TRIGESIMA TERCERA.compendio. correrán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados. debiendo el trabajo erróneo o defectuoso ser subsanado y enmendado por su exclusiva cuenta. sin perjuicio de que el CONTRATANTE ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato. hará inmediata y oportunamente una consulta al SUPERVISOR. de los Certificados o Planillas de pago mensuales o del Certificado de liquidación final. Desaparecidas las causales anteriores. 47 de la Ley 1178. Las multas será cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el SUPERVISOR. ni intereses. deduciendo su costo del importe de los certificados de avance de obra o la liquidación final. el SUPERVISOR podrá proceder a hacer subsanar las deficiencias observadas con cargo y a cuenta del CONTRATISTA. quién le responderá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. conforme lo establecido en el Art. si corresponde por el 54 Version obtenida de www. bajo su directa responsabilidad. 33. Esta retención no creará derechos en favor del CONTRATISTA para solicitar ampliación de plazo. el CONTRATANTE procederá al pago de las sumas retenidas siempre que. Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecución de los trabajos o no efectúe la corrección de los mismos dentro del tercer día calendario de recibida la orden correspondiente. En caso de no actuar en la forma indicada anteriormente.2.Cortesia de www. conforme a lo estipulado en este mismo documento. según corresponda. Esta consulta si es necesaria. En caso existir dudas.bo al CONTRATANTE a efectos del procesamiento de la resolución del Contrato.
com.compendio. En caso de que éstos se produzcan deberán ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad. 33. 33. 33. tendrá las dimensiones y características de acuerdo al modelo proporcionado por el CONTRATANTE a través del SUPERVISOR.7. con experiencia en ejecución de obras similares a las previstas en el presente Contrato y representará al CONTRATISTA en el sitio de la ejecución de la obra. Dichos elementos serán retirados por el CONTRATISTA. equipo y todo trabajo ejecutado.(SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL).Cortesia de www. a la terminación de la Obra. letreros. (Cuando corresponda por el tipo de obra se podrá insertar el presente numeral) EL CONTRATISTA precautelará de daños a cañerías.hacienda. TRIGESIMA CUARTA. 33.El CONTRATISTA custodiará todos los materiales. El CONTRATISTA mantendrá el área de trabajo libre de obstáculos y desperdicios. torres y cables de instalación eléctrica. 55 Version obtenida de www. esta previsión de ningún modo relevará al CONTRATISTA de sus responsabilidades contractuales específicas y generales bajo el presente CONTRATO. Sin embargo.(Cuando corresponda por el tipo de obra se podrá insertar el presente numeral) El CONTRATISTA protegerá de posibles daños a las propiedades adyacentes a la Obra. conductores. 33. que prevenga a terceros del riesgo de accidentes. a la terminación de la obra removerá todos los obstáculos y materiales dejando la obra en estado de limpieza y esmero. luces y señalización adecuada y en general todo medio de seguridad en el lugar de la Obra.gov.El CONTRATISTA mantendrá permanentemente barreras.6.5. EL CONTRATISTA deberá instalar uno o dos letreros en la obra (según corresponda). el personal técnico y la mano de obra necesaria de acuerdo a su propuestas. calificado en la propuesta.bo . El Superintendente de Obra (o Ingeniero Residente. debiendo reparar cualquier daño o desperfecto ocasionado por su propia cuenta y riesgo. hasta la Recepción Definitiva de la obra.. 33. si corresponde por el monto del contrato) deberá ser necesariamente el profesional.8. por el CONTRATANTE. a satisfacción del SUPERVISOR y del CONTRATANTE. debiendo indemnizar por daños causados por las obras del CONTRATISTA a los propietarios vecinos de la Obra y de toda lesión causada a terceras personas como resultado de sus trabajos. árboles. En el letrero se registrará que la obra es realizada por el CONTRATANTE (registrar el nombre de la Entidad y el origen de los recursos que financia la obra).9. con aprobación del SUPERVISOR.bo monto del contrato).4.
Antes de empezar la obra.. estarán exentos de toda responsabilidad emergente del Contrato. equipos que estime convenientes. fotocopias válidas. por accidentes de trabajo. etc. coberturas de seguro sobre daños a terceros. Dicho seguro deberá ser obtenido bajo los términos establecidos en este Contrato para ser aprobados por el SUPERVISOR. deberá dar libre acceso a la obra al personal del SUPERVISOR. 34.com. que los seguros requeridos en el Contrato se han contratado. con una anticipación de cinco días calendario.(INSPECCIONES) El CONTRATISTA. por intermedio del SUPERVISOR. 34.gov.bo 34.3 Seguro de responsabilidad civil: El CONTRATISTA. TRIGESIMA QUINTA. excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. daños o perjuicios al personal del CONTRATISTA y daños y perjuicios a terceras personas o a sus bienes. materiales.bo Seguro de la obra: Durante la ejecución de la obra. incluyendo los riesgos de muerte. por un valor no inferior al uno por ciento (1%) del monto total del Contrato. por montos que sean por lo menos equivalentes al mínimo de las compensaciones exigidas en la Ley Boliviana por accidentes de trabajo. vehículos. para que se sustente el pago y la ampliación del plazo. A efectos del pago de estos gastos el SUPERVISOR llevará el control respectivo de personal y equipo paralizado. cuyo control estará a cargo del SUPERVISOR.Cortesia de www. deberán estar asegurados contra accidentes personales. 56 Version obtenida de www.1 .hacienda. proporcionándole dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de la Orden de Proceder. que trabajan en la Obra. antes de iniciar la ejecución de la Obra. El CONTRATANTE y el SUPERVISOR. el CONTRATISTA deberá demostrar al SUPERVISOR y al CONTRATANTE. para lo cual notificará al CONTRATISTA por escrito. TRIGESIMA SEXTA. deberá sin que esto limite sus obligaciones y responsabilidad obtener a su propio costo. al FISCAL DE OBRA y al personal de la entidad CONTRATANTE autorizado al efecto.. Esta suspención puede ser parcial o total. para asegurar contra todo riesgo.. caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado.(SUSPENSION DE LOS TRABAJOS) EL CONTRATANTE está facultado para suspender temporalmente los trabajos en la obra en cualquier momento por motivos de fuerza mayor. las obras en ejecución.compendio. En este caso el CONTRATANTE reconocerá en favor del CONTRATISTA los gastos en que éste incurriera por conservación y mantenimiento de la obra. invalidez parcial y total o permanente.2 Seguro contra accidentes personales: Los empleados y trabajadores del CONTRATISTA. cuando el lapso de la suspención sea mayor a los diez (10) días calendario. del que realice labores administrativas y elaborará la respectiva Orden de Cambio conteniendo el importe y plazo que en su caso corresponda. el CONTRATISTA deberá mantener por su cuenta y cargo una Póliza de Seguro adecuada. instalaciones del SUPERVISOR.
Si a juicio del SUPERVISOR. Cuando el SUPERVISOR reciba la carta de aceptación del CONTRATANTE. 57 Version obtenida de www. el SUPERVISOR procederá a dicha Recepción Provisional. de considerar el CONTRATISTA concluida la Obra materia del presente CONTRATO. en la que de existir. anomalías e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia. entre paréntesis) días calendarios siguientes a la fecha de dicha Recepción Provisional. podrá autorizar que dicha obra sea utilizada. instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro de los (registrar en forma literal. el SUPERVISOR tendrá la facultad de rechazar dicha recepción y consiguientemente. dirigirá carta o mediante el Libro de ordenes solicitará al SUPERVISOR señale día y hora para la realización del Acto de Recepción Provisional de la Obra. TRIGESIMA SEPTIMA.bo Asimismo. por la inseguridad total de las obras o de una parte de las mismas o si se presentan situaciones de Fuerza Mayor. También el CONTRATISTA puede comunicar al SUPERVISOR o al CONTRATANTE la suspención o paralización temporal de los trabajos en la obra.. Esta suspención puede ser parcial o total. correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la obra sea entregada en forma satisfactoria.compendio. el tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos. Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar y cumplir correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por incumplimiento de las órdenes impartidas por el SUPERVISOR o por inobservancia de las prescripciones del Contrato. Empero si dichas anomalías fueran mayores. a juicio técnico del SUPERVISOR se halla correctamente ejecutada. este proceso no deberá exceder el plazo de tres (3) días hábiles. las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite. el plazo previsto hasta la recepción definitiva) (registrar en forma numeral el mismo plazo. a cuyo efecto el SUPERVISOR preparará la respectiva Orden de Cambio. o antes. hará conocer al CONTRATANTE su intención de proceder a la recepción provisional. luego de la inspección técnica respectiva.hacienda. no merecerá ninguna ampliación de plazo para la entrega de la Obra.Cortesia de www. de la cual se dejará constancia escrita en Acta circunstanciada que se levantará al efecto. el SUPERVISOR podrá ordenar la suspensión temporal de la obra por condiciones meteorológicas excepcionalmente desfavorables. el número de días en que los trabajos se encuentren suspendidos se añadirá al plazo del CONTRATO.com.gov. En este caso. cuando el trabajo fuera totalmente suspendido por más de diez (10) días calendario y la(s) actividad(es) suspendida(s) se encontrará en la ruta crítica del cronograma vigente.bo . ni corresponderá pago alguno por el mantenimiento de la misma. se harán constar todas las deficiencias.(RECEPCION PROVISIONAL) Cinco días hábiles antes de que fenezca el plazo de ejecución de la obra. por causas atribuibles al CONTRATANTE que afecten al CONTRATISTA en la ejecución de la obra. dentro del plazo máximo de tres (3) días hábiles. Si la obra. conforme a los planos y documentos del CONTRATO.
se procederá a efectuar la Recepción Definitiva.bo .hacienda. El SUPERVISOR señalará la fecha y hora para el verificativo de este acto y pondrá en conocimiento del CONTRATANTE.gov. TRIGESIMA NOVENA. de establecerse anomalías. el SUPERVISOR elaborará una planilla de cantidades finales de obra.(RECEPCION DEFINITIVA) Cinco días hábiles antes de que concluya el plazo previsto para la recepción definitiva. subsiguiente a la entrega provisional.compendio. Participaran en este acto los personeros técnicos designados por el CONTRATANTE para conformar la COMISION DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA. Este proceso desde la presentación de la solicitud por parte del CONTRATISTA hasta el día de realización del acto. se pueda obtener por la vía coactiva fiscal.com. por lo que el SUPERVISOR y el CONTRATANTE podrán efectuar correcciones en el Certificado de liquidación final y se reservan el derecho de que aún después del pago final. correrá la multa pertinente. otorgado por la autoridad competente del CONTRATANTE. solicitará al SUPERVISOR el señalamiento de día y hora para la Recepción Definitiva de la obra. de dicho acto se dejará expresa constancia en Acta que será elaborada al efecto y suscrita por todos los participantes nominados al efecto. Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas. 58 Version obtenida de www. luego de la recepción definitiva y de concluido el trámite precedentemente especificado. por la naturaleza administrativa del Contrato.. con base a la obra efectiva y realmente ejecutada.. dicha planilla será cursada al CONTRATISTA para que el mismo dentro del plazo de diez (10) días subsiguientes elabore la planilla o Certificado de Liquidación Final y la presente al SUPERVISOR en versión definitiva con fecha y firma del Superintendente de Obra (o por el Ingeniero Residente. En la fecha y hora señalada se efectuará la respectiva inspección técnica y si no existe objeción alguna.(PLANILLA DE LIQUIDACIÓN FINAL) Dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de Recepción Definitiva. la restitución de saldos que resultasen como indebidamente pagados al CONTRATISTA. si el CONTRATISTA no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del contrato y de sus documentos anexos. no se procederá a la recepción definitiva hasta que la obra este concluida a satisfacción y en el lapso que medie desde el día en que debió hacerse efectiva la entrega hasta la fecha en que se realice. el SUPERVISOR y el FISCAL. si así corresponde por el monto de la obra). El SUPERVISOR y el CONTRATANTE. aplicándose el importe estipulado en la Cláusula Trigésima segunda del presente Contrato. el CONTRATISTA mediante carta expresa o en el Libro de Ordenes. no debe exceder el plazo de diez (10) días hábiles.Cortesia de www.bo TRIGESIMA OCTAVA. El cierre de Contrato deberá ser acreditado con un CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA. no darán por finalizada la revisión de la liquidación. haciendo conocer que han sido corregidas las fallas y subsanadas las deficiencias y observaciones señaladas en el Acta de Recepción Provisional (si estas existieron).
com..Cortesia de www. Asimismo el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho. habilitado para la firma del Contrato) en representación legal del CONTRATISTA. CUADRAGESIMA PRIMERA. si hubieren.3. Este documento. éste lo remitirá al FISCAL DE OBRA.(CONFORMIDAD) En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente CONTRATO en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez el ( registrar el nombre y cargo del funcionario o funcionarios competente (s) habilitado (s) para suscribir el Contrato). si hubieren. autorizara el mismo.1. Este proceso utilizará los plazos previstos en la Cláusula Décima Tercera del presente Contrato.hacienda. Reposición de daños. Preparado así el certificado final y debidamente aprobado por el SUPERVISOR. para el subsiguiente procesamiento de pago. Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad.. Las multas y penalidades. que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los treinta días de sucedido el hecho que originó el reclamo) y que no hubiese sido pagado por el CONTRATANTE.bo . para el pago de saldos que existiesen. (registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscribirá el Contrato) ________________________ (registrar el nombre y cargo de funcionario habilitado para la (firma __________________________ (registrar el nombre del Contratista) Contrato) del 59 Version obtenida de www.2.bo CUADRAGESIMA. 40. en caso contrario lo remitirá a la dependencia establecida por el CONTRATANTE.(PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA PLANILLA O CERTIFICADO DE LIQUIDACION FINAL) Se deberá tener presente que deberá descontarse del importe del Certificado Final los siguientes conceptos: 40.4. 40. para su conocimiento.gov. Sumas anteriores ya pagadas en los certificados o planillas de avance de obra. y el ( registrar el nombre del apoderado legal del CONTRATISTA. conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes. El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes. en representación legal del CONTRATANTE. quien en su caso requerirá las aclaraciones que considere pertinentes. 40.compendio. será registrado ante la Contraloría General de la República.
compendio.Cortesia de www.com.gov.bo SECCION V FORMULARIOS DE LA PROPUESTA Los siguientes formularios. Formulario N? A-1 Formulario N? A-2 Formulario N? A-3 Formulario Nº A-4a Formulario N°A-4b Formulario N? A-5 Formulario N? A-6 Formulario N? A-7 Formulario N? A-8 Formulario N? A-9 Formulario N? B-1 Formulario N? B-2 Formulario N? B-3 Modelo de Carta de Presentación Identificación del Proponente Modelo de Declaración Expresa Declaración de Integridad de los Servidores Públicos Declaración de Integridad de los Proponentes Experiencia General de la Empresa Experiencia en Obras de La Empresa Curriculum Vitae Superintendente o Residente de Obras Curriculum Vitae Especialistas Formulario de Equipo Solicitado Modelo de Carta de Presentación de Propuesta Económica.hacienda. con excepción del A-4a. son parte de la propuesta que deben ser presentados. Presupuesto de Obra Precios Unitarios 60 Version obtenida de www.bo .
compendio.... Licitación Pública Nacional No.. para que cualquier persona natural o jurídica.. nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar nuestra propuesta. que debe ser igual o superior a lo indicado en el pliego en el numeral 22) días a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas...Cortesia de www.....hacienda...gov...bo .com. suministre a sus representantes autorizados.. y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma..... por la suma indicada en nuestra carta de presentación de oferta financiera.. Señores (Nombre del Convocante) Presente Ref... mediante la presente..bo FORMULARIO N? A-1 MODELO DE CARTA DE PRESENTACION Fecha . _____________ (indicar el nombre de la Licitación) Estimados señores: Luego de haber examinado el pliego de condiciones incluyendo sus enmiendas N°_______ (el proponente debe insertar los números de las enmiendas que hubiese recibido)... toda la información que consideren necesaria para verificar la documentación que presentamos.... presentaremos los documentos originales o fotocopias legalizadas de todos y cada uno de los documentos presentados en fotocopia y una garantía de cumplimiento de contrato (de acuerdo a lo estipulado en las NBSABS) por un monto equivalente al siete por ciento (7%) del total del valor del Contrato para asegurar el debido cumplimiento del mismo. de los cuales confirmamos recibo por la presente. No puede ser mayor al determinado por la entidad) Declaramos la veracidad de toda la información proporcionada y autorizamos... Convenimos en mantener esta propuesta por un periodo de _____ (indicar número de días... la propuesta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el período indicado.. los suscritos ofrecemos suministrar las obras de referencia de conformidad con dichos documentos.. 61 Version obtenida de www.... Si nuestra propuesta es aceptada. Nuestro plazo de entrega de la obra es de ______ (Indicar el plazo.
...................com... Aclaración de la firma Debidamente autorizado para firmar la propuesta en nombre de ( indicar el nombre del proponente) según poder legal que se incluye en la documentación presentada........ Firma ..gov........ constituirá un contrato obligatorio hasta que se prepare y firme un Contrato formal de acuerdo al modelo presentado por Uds....compendio.............hacienda.......Cortesia de www....bo Esta propuesta.bo ...... junto con su aceptación por escrito incluida en la Notificación de Adjudicación. ........ 62 Version obtenida de www....
......bo FORMULARIO N? A-2 IDENTIFICACION DEL PROPONENTE 1...............................................................................................................gov...........................compendio...................................................................... 7................................................................... 8...... 9.. ........................................................................ 3...............Cortesia de www......................... Dirección del representante legal en Bolivia: .................................................... Teléfonos:............................................ 4...... 9...........com..... Nombre del representante legal en Bolivia............................................................................................................................................... 6.................................................. Dirección Principal:...........................................................hacienda........bo .............. Casilla:......... 10..................... Ciudad:......... Tipo de Organización (marque el que corresponda) Unipersonal Sociedad Comandita Sociedad Anónima Sociedad Colectiva Sociedad de Responsabilidad Limitada Sociedad Accidental Otros: ........................................... 2................................................................................ Nombre o razón social:.. País:.................................... 63 Version obtenida de www.................... Nombre original y año de fundación de la Firma: ................... 5............... FAX...................................
.. aprobada por la Decreto Supremo No......bo FORMULARIO N? A-3 MODELO DE DECLARACION EXPRESA Fecha ... Señores (Nombre del Contratante) Presente Ref................. ................hacienda....bo ..... 64 Version obtenida de www.........gov........... Firma .. que nuestra empresa____________ (indicar el nombre de la empresa a la que representan) ha cumplido todos los contratos que hemos suscrito durante los últimos cinco años con entidades del sector público y sector privado y nuestra empresa no se encuentra comprendida en las causales de incompatibilidad previstas en la Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios..Cortesia de www..com. Licitación Pública Nacional No.compendio.. Así mismo aseguramos que nuestra empresa no tiene en trámite ni se ha declarado su disolución o quiebra....... _____________ (indicar el nombre de la Licitación) Estimados señores: Deseamos asegurar a Uds........................ Aclaración de la firma Debidamente autorizado para firmar la propuesta en nombre de ( indicar el nombre del proponente) según poder legal que se incluye en la documentación presentada................ 25964 del 20 de octubre de 2000.
........ transparencia y licitud.. Presidente de la Comisión de Calificación (Registrar el Nombre Completo) (Registrar el N° del C.. y el lugar de emisión) 3.....I........y Código ........bo .......I....gov........ declaramos que en nuestra condición de Servidores Públicos....... Autoridad Responsable del Proceso de Contratación (ARPC) (Registrar el Nombre Completo) (Registrar el N° del C.... y el lugar de emisión) 4................. Vocal Técnico (Registrar el Nombre Completo) (Registrar el N° del C..... Nos comprometemos a no relacionarnos extraoficialmente con los proponentes y a no ejercer sobre los mismos ninguna acción dolosa................Cortesia de www...... Cada uno de los firmantes del presente formulario... Nombre de la Institución ... 3...I......... en lo que a este proceso licitatorio respecta. Licitación Pública N°................ y el lugar de emisión) Firma Firma Firma Firma 65 Version obtenida de www.. 2.. consciente de que el incumplimiento genera responsabilidad bajo la normativa establecida por el D.... y el lugar de emisión) 2... las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y el Reglamento Especifico de la ________(nombre de la entidad convocante)..............compendio........ para que se asuma las acciones legales y administrativas correspondientes.....S. que se presenten en el proceso de Licitación.. Asimismo........ cualquier presión........ N° 23318 ..com........... Secretario de la Comisión de Calificación (Registrar el Nombre Completo) (Registrar el N° del C. eficiencia....... declaramos que desempeñaremos nuestras específicas funciones en general y en particular.... economía............. y denunciar por escrito de forma paralela ante la Máxima Autoridad Ejecutiva y el asesor Legal principal de la entidad......................... intento de soborno o intromisión de los proponentes u otras personas relacionadas con éstos o servidores públicos de la misma Entidad o de otras Entidades.. con eficacia....I... cumpliremos estrictamente la normativa de la Ley 1178 (De Administración y Control Gubernamentales)..bo FORMULARIO N° A.... 1.hacienda......A (Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública). Objeto de la Licitación .....4a DECLARACION DE INTEGRIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 1....
será presentado por el Convocante en el acto de apertura del sobre “A”. y el lugar de emisión) 6.bo . mes y año) NOTA : Este formulario debidamente llenado y firmado.hacienda.compendio.Vocal Técnico (Registrar el Nombre Completo) (Registrar el N° del C. y el lugar de emisión) Firma Firma Fecha (Registrar el lugar. 66 Version obtenida de www.com.I.gov.bo 5. Vocal 1 (Registrar el Nombre Completo) (Registrar el N° del C.Cortesia de www. día.I.
1.hacienda... Firma 3.......... Cada uno de los firmantes del presente formulario......I..........bo FORMULARIO N° A. o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la Entidad convocante o de otras Entidades.....Objeto de la Licitación . economía eficiencia... en forma paralela ante la Máxima autoridad Ejecutiva y el asesor legal principal de la entidad....4b DECLARACION DE INTEGRIDAD DE LOS PROPONENTES 1.. cumpliremos estrictamente la normativa de la Ley 1178 (De Administración y Control Gubernamentales)....... 2.... las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobadas mediante D....Licitación Pública N°.................... y el lugar de emisión) Profesional Especialista (propuesto) (Registrar el Nombre Completo) 67 Version obtenida de www......Cortesia de www........ con eficacia......... en cuanto nos corresponde......... Firma .....compendio..com.. transparencia y licitud.............. declaramos que en nuestra condición de Proponente en la presente Licitación Pública...... declaramos que como Proponente respetaremos el desempeño de los funcionarios asignados al proceso licitatorio................ para que el mismo se cumpla.... 3..gov....... Representante Legal que suscribe la propuesta (Registrar el Nombre Completo) (Registrar el N° del C. y el lugar de emisión) Profesional Especialista (propuesto) (Registrar el Nombre Completo) (Registrar el N° del C.....S. 25964 y el Reglamento Especifico de ________________ (nombre de la entidad convocante) Asimismo............ cualquier tipo de presión....... Nos comprometemos a denunciar por escrito......................... para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes...bo Firma 2......... y el lugar de emisión) Gerente del Proyecto (Registrar el Nombre Completo) (Registrar el N° del C...Nombre de la Empresa proponente ........ y Código ............I............. consciente de que en caso de interferir con cualquier acción dolosa podremos ser inhabilitados....I... Firma 4...
I.hacienda.Cortesia de www.compendio.I.com.bo .bo (Registrar el N° del C.gov. y el lugar de emisión) 5. Otro funcionario de planta relacionado con la propuesta (Registrar el Nombre Completo) (Registrar el N° del C. mes y año) 68 Version obtenida de www. día. y el lugar de emisión) Firma Fecha (Registrar el lugar.
compendio. Se puede nombrar a más de un profesional.gov. 6.com.bo . N TOTAL FACTURADO INDICAR EL MONTO DE LA SUMA * Si el contrato lo ejecutó asociado. 5. 3. indicar en esta casilla el nombre del o los socios ** profesional Responsable. es el profesional que hubiese sido Superintendente de Obras o su equivalente. 4.Cortesia de www.hacienda. TODA LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE FORMULARIO DEBE ESTAR RESPALDADA POR FOTOCOPIAS DE LOS CERTIFICADOS O ACTAS DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA. si así correspondiese. 2.bo FORMULARIO N° A-5 EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA SON VALIDAS LAS OBRAS EJECUTADAS EN LOS ÚLTIMOS DIEZ (10) AÑOS Nombre del Cliente Objeto del Contrato Ubicación Monto Original Periodo de Ejecución Monto Final Participación % en Asociación *Nombre del **Profesional Socio(s) Responsable 1. EMITIDAS POR LAS ENTIDADES QUE CONTRATARON DICHAS OBRAS. 69 Version obtenida de www.
70 Version obtenida de www.bo FORMULARIO N° A-6 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA EN OBRAS SON VALIDAS LAS OBRAS EJECUTADAS EN LOS ÚLTIMOS DIEZ (10) AÑOS Nombre del Cliente Objeto del Contrato (describir las características del proyecto que permita definir si es una obra similar) Ubicación Monto Original Periodo de Ejecución Real Monto Final Participación en Asociación *Nombre del Socio(s) **Profesional Responsable 1. 5. TODA LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE FORMULARIO DEBE ESTAR RESPALDADA POR FOTOCOPIAS DE LOS CERTIFICADOS O ACTAS DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA. 3.gov.bo . Se puede nombrar a más de un profesional. si así correspondiese.Cortesia de www.compendio.hacienda. indicar en esta casilla el nombre del o los socios ** profesional Responsable. EMITIDAS POR LAS ENTIDADES QUE CONTRATARON DICHAS OBRAS. 6.com. es el profesional que hubiese sido Superintendente de Obras o su equivalente. 2. N TOTAL FACTURADO indicar el monto de la suma * Si el contrato lo ejecutó asociado. 4.
................................................... en caso de que dicha empresa suscriba el contrato para la construcción de:...... con la entidad:... me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de...... Nacionalidad:........................................ Fechas Desde Hasta Grado académico Título Provisión Nacional Experiencia en General: Empresa Objeto de la Obra Cargo Desde Fecha Hasta Experiencia Específica: Empresa Objeto de la Obra: Describir características que permitan definir si es una obra similar Cargo Desde Fecha Hasta La experiencia que se consigne como general no debe repetirse como experiencia específica.................................... EL 72 Version obtenida de www..........compendio.......................de........hacienda...Cortesia de www.. Número de registro profesional:............................ con (indicar el documento de identificación) N°.... Firma del Profesional: Lugar y Fecha: TODA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMULARIO DEBE ESTAR RESPALDADA POR FOTOCOPIAS DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES.............) CURRICULUM VITAE DEL SUPERINTENDENTE DE OBRAS O RESIDENTE (lo que corresponda) Nombre completo: Edad:............................. de nacionalidad.................................... con la empresa.bo ................com.......................... .. Formación Académica: Universidad/Institución Profesión:........gov.......bo FORMULARIO N° A-7 (Hoja N°......................................... ya que no se considerará en ambos conceptos Yo.....
gov.hacienda.Cortesia de www.bo FORMULARIO DEBE SER SUSCRITO NECESARIAMENTE POR EL PROFESIONAL PROPUESTO.com. 73 Version obtenida de www.bo .compendio.
hacienda....................................................................................................... ya que no se considerará en ambos conceptos Yo....... con (indicar el documento de identificación) N°.. EL FORMULARIO DEBE SER SUSCRITO NECESARIAMENTE POR EL PROFESIONAL PROPUESTO..........compendio........... Fechas Desde Hasta Grado académico Título Provisión Nacional Experiencia en General: Empresa Objeto de la Obra Cargo Desde Fecha Hasta Experiencia Específica: Empresa Objeto de la Obra: Describir características que permitan definir si es una obra similar Cargo Desde Fecha Hasta La experiencia que se consigne como general no debe repetirse como experiencia específica........... me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de................. en caso de que dicha empresa suscriba el contrato para la construcción de:.................................. Firma del Profesional: Lugar y Fecha: TODA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMULARIO DEBE ESTAR RESPALDADA POR FOTOCOPIAS DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES......... 74 Version obtenida de www..... Formación Académica: Universidad/Institución Profesión:.......... Nacionalidad:..............gov.........de.... con la entidad:..................bo ..........) CURRICULUM VITAE DEL ESPECIALISTA ASIGNADO A LA OBRA (llenar un formulario por cada profesional propuesto) Nombre completo: Edad:..........com................ de nacionalidad................Cortesia de www.................................. Número de registro profesional:....bo FORMULARIO N° A-8 (Hoja N°....... con la empresa..................................
bo .gov.compendio.com.Cortesia de www.bo FORMULARIO N° A-9 FORMULARIO DEL EQUIPO SOLICITADO TIPO DEL EQUIPO REQUERIDO CARACTERISTICAS Y CANTIDAD REQUERIDAS TIPO DEL EQUIPO PROPUESTO CARACTERÍSTICAS Y CANTIDAD PROPUESTAS VIDA UTIL ESTIMADA PROPIETARIO COMPROMISO OBSERVACIONES DEL EQUIPO DE ALQUILER 76 Version obtenida de www.hacienda.
Señores (Nombre del Convocante) Presente Ref........bo .. toda la información que consideren necesaria para verificar la documentación que presentamos..hacienda.........com...... por la suma ______________ (Indicar la suma que debe coincidir con la cantidad presentada en el formulario B-2)... Firma .. la propuesta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el período indicado.. y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma.... Esta propuesta...... junto con su aceptación por escrito incluida en la Notificación de Adjudicación.... que debe ser igual o superior a lo indicado en el pliego en el numeral 22) días a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas....gov.........compendio........Cortesia de www.. Si nuestra propuesta es aceptada...... presentaremos los documentos originales o fotocopias legalizadas de todos y cada uno de los documentos presentados en fotocopia y una garantía de cumplimiento de Contrato (de acuerdo a lo estipulado en las NBSABS) por un monto equivalente al siete por ciento (7%) del total del valor del Contrato para asegurar el debido cumplimiento del mismo.. constituirá un contrato obligatorio hasta que se prepare y firme un contrato formal de acuerdo al modelo presentado por Uds...bo FORMULARIO N? B-1 MODELO DE CARTA DE PRESENTACION PROPUESTA ECONÓMICA Fecha ....... Convenimos en mantener esta propuesta por un periodo de ________ (indicar número de días.... suministre a sus representantes autorizados... de los cuales confirmamos recibo por la presente.......... mediante la presente.... _____________ (indicar el nombre de la Licitación) Estimados señores: Luego de haber examinado el pliego de condiciones incluyendo sus enmiendas N°_____ (el proponente debe insertar los números de las enmiendas que hubiese recibido). ...... los suscritos ofrecemos suministrar los bienes de referencia de conformidad con dichos documentos.... Aclaración de la firma 77 Version obtenida de www...... Declaramos la veracidad de toda la información proporcionada y autorizamos. Licitación Pública Nacional No............. para que cualquier persona natural o jurídica... nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar nuestra propuesta.
bo .com. 78 Version obtenida de www.gov.bo Debidamente autorizado para firmar la propuesta en nombre de ( indicar el nombre del oferente) según poder legal que se incluye en la documentación presentada.compendio.Cortesia de www.hacienda.
3.compendio. 5. .hacienda.gov. 4. . . . 2.bo . .bo FORMULARIO N° B-2 PRESUPUESTO DE LA OBRA Item Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total 1. 6.Cortesia de www.com. N PRECIO TOTAL 80 Version obtenida de www.
Cortesia de www.bo FORMULARIO N? B-3 PRECIO UNITARIO Los proponentes deben presentar un detalle de precios unitarios para cada Item. herramientas y otros que son parte de dicho precio unitario. rendimiento y Precio Unitario para cada uno. cotizado en el Presupuesto de la Obra Formulario No. así como su cantidad o volumen.com. detallando necesariamente todos los materiales.bo . B-2.gov. utilizando el formato que el proponente tenga. mano de obra.compendio. maquinaria.hacienda. Version obtenida de www.
ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS DEL SOBRE A Y DOCUMENTOS DEL SOBRE B.Fotocopia del Certificado de Actualización emitido por el Registro Nacional de Empresas Constructoras dependiente del Viceministerio de Transportes. que incluya el sello del Banco donde se hubiese cancelado el impuesto a las utilidades. Declaración Expresa en Formulario A-3. Certificado de inspección al sitio de la Obra. Si a la fecha de presentación de propuestas. las empresas de ii Version obtenida de www. características y plazo requeridos. Debe cumplir con las normas legales vigentes.bo SECCION VI FORMULARIO DE EVALUACION DE LOS DOCUMENTOS LEGALES.com.Cortesia de www. 8. exceptuando empresas unipersonales. ADMINISTRATIVOS EN 12. ATRIBUTOS EVALUADOS CUMPLE NO CUMPLE SOBRE A DOCUMENTOS LEGALES ORIGINALES 1. 7. 4. Formulario de Identificación del Proponente.gov. Fotocopia del Testimonio de Constitución de la Empresa y fotocopias de las modificaciones registradas en el Servicio Nacional de Registro de Comercio (SENAREC). Este requisito no es obligatorio para las empresas unipersonales. Fotocopia del Balance General y el Estado de Resultados. Fotocopia del Registro Unico de Contribuyentes 9. Fotocopia de Registro de Matricula vigente del SENAREC. 3.. por el monto. registrado en el Servicio Nacional de Registro de Comercio (SENAREC). Fotocopia del Poder del Representante Legal. Declaración Jurada de Pago de Impuestos a las Utilidades) de los últimos dos años.compendio. DOCUMENTOS LEGALES EN FOTOCOPIAS 5. Garantía de Seriedad de Propuesta emitida a nombre de (especificar el nombre de la entidad a la cual debe ser emitida la garantía). Formulario A-2. 6.Carta de Presentación firmada por el representante legal de la empresa.bo . Formulario a-4b de declaración de integridad firmado. Formulario A-1 2. 11. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS EN ORIGINAL 10. DOCUMENTOS FOTOCOPIAS.hacienda.
en las cuales el residente propuesto ha sido Residente de Obra o ha tenido cargos superiores. iii Version obtenida de www. El monto total de dicho formulario debe ser mayor a _________( indicar el monto correspondiente a dos veces el valor del precio referencial de esta convocatoria). El monto total de dicho formulario debe ser mayor a ____ (indicar el monto correspondiente a cuatro veces el valor del precio referencial de esta convocatoria).com. 15.000 $us (doscientos cincuenta mil dólares americanos)) Residente de obra. 16. Formación mínima: Constructor Civil registrado en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (se considera que las licenciaturas en ingeniería y arquitectura son superiores).gov. de acuerdo a las normas del SNII.hacienda. con sello del banco ( excepto las empresas de reciente creación) 14. El Formulario A-5. La información del último balance debe cumplir con el siguiente índice ácido: Activos corrientes – inventarios > 1. pueden presentar su Balance de Apertura y el Estado Financiero de la gestión fiscal concluida. debe ser superior a dos veces el monto del precio referencial. Fotocopia del recibo de pago de la compra del Pliego de Condiciones. de experiencia general debe estar respaldado por las Actas de Recepción de Obras emitidos por la entidad que contrato la obra.bo . Experiencia general: La suma de los montos de las obras en general. El Formulario A-6.compendio. de experiencia especifica debe estar respaldado por las Actas de Recepción de Obras emitidos por la entidad que contrato la obra.bo reciente creación no están obligadas a tener uno o los dos balances.0 Pasivos corrientes * Si la empresa es de reciente creación.Cortesia de www. presentará su balance de apertura y balance general a la fecha 13. Fotocopia de la declaración jurada de pago de impuestos. El personal clave de esta obra debe tener los siguientes requisitos mínimos: (cuando la obra tenga un costo inferior a un monto equivalente a los 250.
según corresponda. debe ser superior a dos veces el monto del precio referencial.000 $us (doscientos cincuenta mil dólares americanos) y los 500.bo . debiendo tener su registro en la sociedad de Ingenieros de Bolivia o el Colegio de Arquitectos de Bolivia. debe ser superior a al cuarenta por ciento (40%) del monto del precio referencial. Especialistas Todos y cada uno de los especialistas que han sido incluidos en el personal clave deben cumplir con lo siguiente: Formación mínima: Licenciatura en ingeniería o arquitectura (indicar la especialidad que se requiere y en que área).com. en las cuales el residente propuesto ha sido Residente de Obra o ha tenido cargos superiores. Experiencia especifica: La suma de los montos de las obras similares.gov. Experiencia general: La suma de los montos de las obras en general. Especialistas Todos y cada uno de los especialistas que han sido incluidos en el personal clave deben cumplir con lo siguiente: Formación mínima: Licenciatura en ingeniería o arquitectura (indicar la especialidad que se requiere y en que área). registrado en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia o el Colegio de Arquitectos de Bolivia. (cuando la obra tenga un costo equivalente entre los 250.hacienda. Experiencia especifica: La suma de los montos de las obras similares. en las cuales el residente propuesto ha sido Residente de Obra o ha tenido cargos superiores.bo Experiencia especifica: La suma de los montos de las obras similares. iv Version obtenida de www. en las cuales el especialista propuesto ha sido especialista en obra.000 $us (quinientos mil dólares americanos)) Residente de obra. en las cuales el residente propuesto ha sido Residente de Obra o a tenido cargos superiores. debiendo tener su registro en la sociedad de Ingenieros de Bolivia o el Colegio de Arquitectos de Bolivia. debe ser superior al cuarenta por ciento (40%) del monto del precio referencial.Cortesia de www.compendio. debe ser superior a tres veces el monto del precio referencial. Formación mínima: Licenciatura en ingeniería o arquitectura.
17. Formación mínima: Licenciatura en ingeniería o arquitectura. registrado en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia o el Colegio de Arquitectos de Bolivia. Experiencia general: La suma de los montos de las obras en general.bo . debe ser superior a tres veces el monto del precio referencial. debe ser superior a tres veces el monto del precio referencial. en las cuales el especialista propuesto a sido especialista en obra.compendio. en las cuales el residente propuesto ha sido Residente de Obra o ha tenido cargos superiores. debiendo tener su registro en la sociedad de Ingenieros de Bolivia o el Colegio de Arquitectos de Bolivia. Numero de frentes a utilizar. según corresponda.gov.Cortesia de www. debe ser superior a al cuarenta por ciento (40%) del monto del precio referencial.com.000 $us (quinientos mil dólares americanos)) Superintendente de obra. Experiencia especifica: La suma de los montos de las obras similares.bo Experiencia especifica: La suma de los montos de las obras similares. Especialistas Todos y cada uno de los especialistas que han sido incluidos en el personal clave deben cumplir con lo siguiente: Formación mínima: Licenciatura en ingeniería o arquitectura (indicar la especialidad que se requiere y en que área).hacienda. Si la metodología de trabajo ha sido presentada y se detallan los v Version obtenida de www. Experiencia especifica: La suma de los montos de las obras similares. en las cuales el especialista propuesto a sido especialista en obra. Numero de personal a utilizar en promedio. en las cuales el superintendente propuesto ha sido Superintendente de Obra o a tenido cargos superiores. La Metodología de trabajo debe incluir los siguientes puntos: Métodos constructivos a utilizar. (cuando la obra tenga un costo mayor al equivalente a los 500. debe ser superior a tres veces el monto del precio referencial.
gov. de Identificación de Proponente. de acuerdo al formulario (A-9). Declaración de Integridad. Carta de presentación Formulario A-1 3. 5. Formulario A-3 10. Fotocopia Matrícula vigente SENAREC. Propuesta Técnica conforme a lo requerido en el subnumeral 20. 18 El equipo de construcción asignado al proyecto. Fotocopia del Testimonio de Constitución 12. 2. que indique el porcentaje de participación de los asociados.hacienda.bo . Formulario A-2. Garantía de seriedad de propuesta. Cronograma de actividades no debe superar el plazo previsto SOBRE B DOCUMENTOS NECESARIOS SOBRE B 20. la asociación debe presentar los siguientes documentos: 1. Fotocopia del recibo de pago de compra del pliego de condiciones.bo puntos antes mencionados. la empresa líder y denominación del Responsable Legal y domicilio legal. (Formulario B-3) Precios unitarios Ver la forma de evaluación definida en el numeral 38. Fotocopia del Poder General del Representante Legal. Formulario A-4b 11. 21. Certificado de inspección al sitio de la obra Además. 9. exceptuando empresas unipersonales CUMPLE NO CUMPLE vi Version obtenida de www. 6.5 7.Cortesia de www. se ha cumplido con este requisito. (Formulario B-1) Modelo de carta de presentación de propuesta financiera. Declaración Expresa.compendio. CUANDO SEA UNA ASOCIACION ACCIDENTAL REQUISITOS EVALUADOS Cuando el proponente provenga de una asociación accidental. (Formulario B-2) Presupuesto de obra 22. 4.com. 19. así como con sus requisitos. debe cumplir con los equipos solicitados. Contrato de asociación accidental. cada socio en forma independiente debe presentar la siguiente documentación: 8.
Fotocopia Certificado de Actualización 16.compendio.com.gov. Fotocopia RUC 15. Fotocopia del Balance General y Estado de Resultados 17. Fotocopia Poder General Representante Legal 14.hacienda.bo 13. Fotocopia de la declaración jurada de impuestos con sello del banco vii Version obtenida de www.bo .Cortesia de www.
Esto permitirá contar con una lista de cantidades con sus precios para ser utilizada en la valoración periódica de las obras ejecutadas.hacienda.Cortesia de www. descripción. este formulario deberá completarse con una columna donde se incluyan los precios unitarios de la oferta adjudicada.compendio. ? Cuando se haya celebrado el contrato.bo .gov. unidad y cantidad del siguiente formulario: ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD viii Version obtenida de www. La entidad debe llenar el item.bo SECCION VII FORMULARIO VOLUMENES DE OBRA Los objetivos del presente formulario son: ? Proporcionar información suficiente acerca de las cantidades de Obras a realizarse a fin de que las propuestas puedan prepararse adecuadamente y con precisión.com.
........ Autorización de venta de pliego de condiciones..... 17..... Reunión de Aclaración 5 12.bo INDICE Instructivo a las entidades públicas para la Elaboración del pliego ..........i 2. Autoridad Responsable del Proceso de Contratación y Personal Jerarquico de la Entidad 2 4.....bo ............ Instructivo para invitación pública nacional.. Ampliación de plazo para la presentación de propuestas 6 B..... Declaraciones de Integridad 5 10.. 21.............................compendio..... 18......... 19...com..gov. 20.............hacienda.. Presentación y Objeto 2 2... Resolución de aprobación del pliego 6 15.........Cortesia de www............ PREPARACION DE LAS PROPUESTAS 7 16.. Proponentes Elegibles 3 6.................... Relacionamiento entre proponente y convocante 4 9......... Costo de la preparación de las propuestas Idioma 7 Propuestas alternativas 7 Documentos necesarios en el sobre "A" Documentos necesarios en el sobre "B" Reajuste de precios 11 Moneda de la propuesta y pago 11 Validez de las propuestas 12 Formato de la propuesta 12 7 7 10 ix Version obtenida de www..2 INSTRUCCIONES A LOS PROPONENTES 2 A. 24.. Rechazo de propuesta 3 8..... 23... Precio Referencial y Fuente de Financiamiento 3 5...............ii MODELO DE PLIEGO DE CONDICIONES MODELO DE CONVOCATORIA 1 SECCION I .... Domicilio 2 3...... Consultas escritas sobre el pliego de condiciones 6 13...i 1. 5 11.......... INTRODUCCION 2 1... Enmiendas al pliego de condiciones 6 14................................ 22....... Instructivo para licitación pública nacional............... Conflicto de Intereses 3 7.......
.. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 25. APERTURA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 30.. 31..gov. 39.. 28.. 37. contrato 44. 29.. INTERPOSICIÓN (PRESENTACIÓN) DE RECURSO DE OPOSICIÓN 20 48.. 18 Derecho del convocante de dejar sin efecto el proceso licitatorio 18 Adjudicación y plazo para su notificación 18 Documentos a presentar. 43. 35.bo C.20 49.. 36. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 47. G.. Comisión de asesoramiento externo 20 21 DEFINICIONES SECCION II. 32.. 13 13 Plazo y forma para la presentación de las propuestas Cierre del registro de presentación de propuestas 14 Propuestas presentadas fuera de plazo 14 Retiro de propuesta 14 Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta 14 D. garantía de cumplimiento y firma de 18 Anticipo y garantia de correcta inversión de anticipo 19 Contrato modificatorio 19 Recepción de bienes 19 20 F.hacienda... 33. 40.. 34.... 27.compendio... INTERPOSICIÓN (PRESENTACIÓN) DE RECURSOS DE IMPUGNACIÓN. 38.. 42. 23 x Version obtenida de www.bo .... Apertura del sobre “A” 15 Excusas 15 Convocatoria desierta 15 Devolución de la garantía de seriedad de propuesta 16 Confidencialidad del proceso16 Evaluación del sobre "A" 16 Informe de evaluación del sobre "A"16 Apertura del sobre "B" 17 Evaluación del sobre "B" 17 Calificación final 17 Informe de calificación final y recomendación 17 15 E. 26.. FIRMA Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 41.Cortesia de www.com. ADJUDICACION. 45. 46.
............................................................................bo ...................................................................................gov...............60 FORMULARIO N° B–2.................................................59 FORMULARIO N° B–1 ....................................................................................................................................................................................55 FORMULARIO N° A-3...3.........56 FORMULARIO N° A.......................................................................64 FORMULARIO N° VI..Cortesia de www.........................................................................4b..............................................4a.....................................61 SECCION VI............................65 FORMULARIO N° VI-4 ........................................................bo ESPECIFICACIONES TECNICAS SECCION III 30 30 23 SISTEMA DE EVALUACION SECCION IV 32 MODELO DE CONTRATO SECCION V 52 32 FORMULARIOS DE PROPUESTA 52 FORMULARIO N° A-1........62 FORMULARIO N° VI-1......compendio..............................................com.......................66 xi Version obtenida de www......................................................................hacienda.......57 FORMULARIO N° A..................................................................................................................................................................53 FORMULARIO N° A-2...........................................................62 FORMULARIOS DE EVALUACION..........................................63 FORMULARIO N° VI-2.............................................
Documents Similar To PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS
Presidente de a Republica
Gaceta Oficial Número 40.863 - Notilogía

References: artículo 34
 artículo 18
 artículo 34
 resolución 
 artículo 34
 artículo 34
 resolución 
 artículo 50
 artículo 28
 artículo 32
 resolución 
 artículo 28
 artículo 43
 resolución 
 resolución 
 artículo 44
 resolución 
 artículo 42
 artículo 36
 artículo 51
 artículo 45
 Artículo 57
 resolución 
 artículo 82
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución