Source: http://docplayer.it/7778697-Por-campania-fesr-2007-2013-manuale-di-attuazione-versione-1-approvato-con-dgr-n-1715-del-20-11-2009.html
Timestamp: 2018-08-20 10:31:00+00:00

Document:
POR Campania FESR Manuale di Attuazione Versione 1. Approvato con DGR n.1715 del 20/11/ PDF
POR Campania FESR Manuale di Attuazione Versione 1. Approvato con DGR n.1715 del 20/11/2009
Download "POR Campania FESR 2007-2013. Manuale di Attuazione Versione 1. Approvato con DGR n.1715 del 20/11/2009"
1 POR Campania FESR Manuale di Attuazione Versione 1 Approvato con DGR n.1715 del 20/11/2009
2 POR Campania FESR Manuale per l attuazione - Versione 1 INDICE Premessa 3 1. Compiti e funzioni dei soggetti responsabili dell attuazione, gestione e controllo degli interventi 6 Responsabili di Obiettivo Operativo (ROO) e Responsabili di Grande Progetto (RGP) 6 Funzioni 6 Procedure di selezione delle operazioni e del Beneficiario 8 Beneficiari 14 Funzioni 14 Organismi Intermedi Funzioni delegate agli OI Principi generali dei sistemi di gestione e controllo degli OI I contenuti dell atto di delega Procedura di verifica dei requisiti di capacità dell Organismo Intermedio Finanziamento di progetti di OI prima della stipula degli atti formali di delega nel caso degli obiettivi operativi 6.1 e Spese Ammissibili 22 Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione in materia di ammissibilità delle spese Tipologie di spese ammissibili Spese per opere pubbliche Spese per acquisizione beni e servizi Spese per l erogazione di aiuti Ulteriori norme in materia di ammissibilità della spesa 2.2 Ulteriori limiti all ammissibilità posti dalla Regione Campania Modalità di ammissione a finanziamento e di erogazione delle risorse in favore dei Beneficiari Modalità di erogazione del finanziamento per Opere Pubbliche e Acquisizioni di beni e servizi il cui valore di cofinanziamento sia pari o superiore ai 5 Meuro Modalità di erogazione del finanziamento per Opere Pubbliche ed acquisizioni di beni e servizi il cui valore di cofinanziamento sia inferiore a 5 Meuro Modalità di erogazione del finanziamento ai beneficiari di regimi di aiuto Circuito finanziario per gli Organismi Intermedi - Città Sistema Informativo REGIONALE Modalità e tempistica di alimentazione del sistema 43
3 5. Controlli di Primo Livello Controlli di Primo Livello documentali Controlli di Primo Livello in loco Gestione delle irregolarità e dei recuperi 51 Riferimenti normativi 51 Definizione di frode ed irregolarità 52 Compiti del Responsabile di Obiettivo Operativo 53 Modalità di comunicazione alla Commissione Europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario Trattamento dei recuperi e calcolo degli interessi di mora Procedure per la modifica del POR FESR Finalità e iter per la presentazione delle proposte di adattamento del POR da parte dei ROO 59 Iter per la presentazione della proposta da parte dell AdG e del CdS 60 Impatti derivanti dal processo di modifica 61 Attivazione della consultazione scritta del CdS 62 Presa d atto delle modifiche ed ammissibilità delle spese Procedure connesse ai Grandi Progetti 63 Definizione dei Grandi Progetti 63 Presentazione delle richieste di finanziamento per i Grandi Progetti 64 Iter per la presentazione delle richieste di finanziamento per i Grandi Progetti previsti dal POR Campania FESR Iter per l individuazione di nuovi Grandi Progetti 66 Notifica dei Grandi Progetti Attuazione e sorveglianza dei Grandi Progetti 6. PROGETTI GENERATORI DI ENTRATE Investimenti in infrastrutture o altri progetti per i quali sia possibile stimare oggettivamente ex ante le entrate (art. 55 (2)). 70 Progetti per i quali non è possibile valutare oggettivamente le entrate in anticipo (art. 55 (3)) 72 Ammissione a cofinanziamento 73 Restituzione di risorse al Bilancio dell Unione (art. 55 (4)) 73 Verifica delle entrate (art. 55 (5)) 74 2
4 PREMESSA Il presente Manuale rappresenta uno strumento di riferimento e di orientamento per l attuazione degli interventi previsti dal Programma Operativo Regionale Campania FESR (di seguito POR FESR) approvato dalla Commissione Europea con Decisione (C) dell 11 settembre Il Manuale si rivolge a tutti i soggetti sia appartenenti all amministrazione regionale che esterni - coinvolti nell attuazione del Programma: Responsabili di Obiettivo Operativo/Responsabili di Grande Progetto, Beneficiari ed Organismi Intermedi. La redazione di questo documento ha la finalità di favorire l efficace attuazione del POR FESR attraverso: - una adeguata organizzazione preposta alla gestione e al controllo, anche mediante la chiara individuazione dei compiti e delle funzioni degli organismi coinvolti; - la chiara definizione delle responsabilità di tutti i soggetti interessati e delle condizioni di finanziamento delle operazioni; - la semplificazione e la trasparenza delle procedure e la loro conformità alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento; - il rispetto degli impegni assunti e delle scadenze previste; - il governo dei processi, anche in funzione della prevenzione e risoluzione di eventuali criticità; - la valorizzazione e sistematizzazione delle buone pratiche di gestione già sperimentate; - la costante attenzione al miglioramento continuo dell efficienza della Pubblica Amministrazione nell utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali; - l adeguamento delle disposizioni previste rispetto ad aggiornamenti resi necessari da mutamenti intercorsi nelle condizioni di contesto o da esigenze emerse nel corso dell attuazione. Il Manuale si divide in 9 capitoli, nei quali vengono descritte le procedure fondamentali per l attuazione degli interventi del POR FESR. Al fine di garantire una maggiore esaustività degli argomenti trattati e di agevolare la consultazione del Manuale, sono stati riportati in Appendice alcuni documenti di riferimento che forniscono il quadro completo delle informazioni utili ai fini dell attuazione. Il Manuale include, inoltre, una serie di Allegati, che, con lo scopo di standardizzare procedure e strumenti, contengono istruzioni di dettaglio per la realizzazione di singole attività, nonché format e modelli specifici per la predisposizione della documentazione necessaria. Il Manuale è, dunque, articolato come segue. Rif. TITOLO CONTENUTO Cap. 1 Compiti e funzioni dei soggetti responsabili dell attuazione, gestione e controllo degli interventi Contiene la descrizione dei compiti e delle funzioni assegnate ai soggetti coinvolti nell attuazione sulla base dei regolamenti comunitari e delle procedure di attuazione del POR FESR. 3
5 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Appendice 1 Appendice 2 Appendice 3 Appendice 4 Spese ammissibili Modalità di ammissione a finanziamento e di erogazione delle risorse in favore dei Beneficiari Sistema informativo Regionale Controlli di I livello Gestione delle irregolarità e dei recuperi Procedure per la modifica del POR Procedure connesse ai Grandi Progetti Procedure connesse ai progetti generatori di entrate Quadro di riferimento normativo Struttura di gestione Procedure di affidamento Normativa sui Regimi di Aiuto Individua le tipologie di spese ammissibili al finanziamento del FESR che ricadono nell ambito delle operazioni del Programma Operativo. Delinea le dinamiche connesse alla gestione delle risorse finanziarie tra i soggetti coinvolti. Descrive le caratteristiche del sistema informativo strutturato per il monitoraggio, la gestione e la sorveglianza dei progetti finanziati con il POR FESR. Individua le procedure da seguire per lo svolgimento dei controlli che accompagnano l attività dei Responsabili di Obiettivo Operativo, dell Autorità di Gestione, di Certificazione e degli Organismi Intermedi. Contiene le disposizioni atte a garantire una corretta gestione delle irregolarità rilevate nell attuazione delle operazioni del POR e per il trattamento dei recuperi delle somme indebitamente versate, nonché le modalità di calcolo dei relativi interessi. Descrive le procedure per la presentazione di proposte di modifica del Programma. Contiene le disposizioni inerenti l iter di individuazione, notifica, gestione e controllo dei Grandi Progetti. Individua le regole da seguire in caso di progetti generatori di entrate di cui all art. 55 del Reg. 1083/2006. Riporta la normativa generale comunitaria, nazionale e regionale di riferimento. Descrive le funzioni dell AdG, delle Unità che la assistono e delle altre Autorità ed organismi coinvolti nell attuazione. Specifica in maniera dettagliata le procedure da seguire per l affidamento di lavori, servizi, o forniture, provvedendo altresì all aggiornamento dei Disciplinari regionali per gli appalti di lavori pubblici e per l acquisizione di beni e servizi di cui alle DGR 1370/2007 e 1371/2007. Approfondisce i contenuti essenziali della riforma della normativa in materia di regimi di aiuto e riporta la tabella ricognitiva dei regimi di aiuto attivabili nell ambito del POR FESR. Il Manuale contiene riferimenti a norme, orientamenti e sistemi in corso di modifica o adattamento, esso si configura, in tal senso, come un documento flessibile strutturalmente in evoluzione e sarà aggiornato/adeguato in relazione all esigenza di armonizzare e migliorare le procedure in esso contenute. Il documento esposto rappresenta, infatti, un primo provvedimento volto a fornire una serie di prescrizioni il cui livello di approfondimento/avanzamento è tale da potere essere messe in atto. Le disposizioni contenute nel Manuale non esauriscono tuttavia l insieme delle indicazioni possibili o necessarie; pertanto, il percorso individuato prevede l integrazione della proposta attuale con versioni successive che saranno sottoposte alla medesima procedura di approvazione. Si prevede, inoltre, di integrare le disposizioni del presente manuale con ulteriori disposizioni applicabili ai singoli Obiettivi Operativi nella forma di Schede di Obiettivo Operativo che, elaborate dai Responsabili di Obiettivo Operativo (di concerto con l AdG) e approvate dalla Giunta Regionale, contengono il dettaglio delle procedure di attuazione delle singole attività previste, nonché la struttura di governance dei singoli Obiettivi ed il relativo Piano Finanziario, inclusi i target di attuazione annuali con riferimento all avanzamento fisico e finanziario degli interventi. L insieme delle schede di Obiettivo Operativo rappresenta il naturale compendio al 4
6 presente manuale e costituisce lo Strumento Attuativo Regionale (SAR). Il SAR sarà approvato e aggiornato periodicamente con le stesse modalità previste per il manuale. Il presente Manuale si applica a tutte le operazioni cofinanziate nell ambito del POR Campania FESR Esso viene preventivamente presentato all assemblea plenaria del CO.CO.Asse per l acquisizione del relativo parere. x e viene approvato con un atto deliberativo della Giunta Regionale. Le successive versioni e gli aggiornamenti verranno preventivamente presentati all assemblea plenaria del CO.CO.Asse per l acquisizione del relativo parere ed in seguito approvati con Decreto Dirigenziale dell Autorità di Gestione (AdG). Infine, ne verrà data informativa al Comitato di Sorveglianza. 5
7 1. COMPITI E FUNZIONI DEI SOGGETTI RESPONSABILI DELL ATTUAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEGLI INTERVENTI La presente sezione contiene la descrizione dei compiti e delle funzioni assegnate ai soggetti coinvolti nell attuazione Responsabili di Obiettivo Operativo/Responsabili di Grande Progetto, Beneficiari ed Organismi Intermedi - individuate sulla base dei regolamenti comunitari e delle procedure di attuazione del POR FESR (Capitolo 5). Il quadro esaustivo delle funzioni della struttura di gestione del POR FESR, con la definizione puntuale delle funzioni e dei compiti attribuiti all Autorità di Gestione, alle singole Unità di supporto all AdG, alle altre Autorità ed organi coinvolti, sono riportati nella descrizione dei sistemi di gestione e controllo redatta a norma dell art. 21 del Regolamento (CE) 1828/2006. Un estratto di tale documento è riportato nell Appendice n. 2 al presente Manuale. Responsabili di Obiettivo Operativo (ROO) e Responsabili di Grande Progetto (RGP) Funzioni L attuazione operativa del Programma viene garantita dalle Aree Generali di Coordinamento (AGC) competenti per materia, in particolare sono designati, quali Responsabili di Obiettivo Operativo, i Dirigenti di Settore, che, con il coordinamento dell Autorità di Gestione, sono responsabili dell attuazione delle operazioni afferenti ai singoli Obiettivi Operativi e svolgono le funzioni proprie del Responsabile del Procedimento. Presso ciascun Settore sono istituiti specifici Team di Obiettivo Operativo. La composizione dei Team di Obiettivo Operativo è definita con Decreto Dirigenziale del Dirigente di Settore e successiva presa d atto dell AdG, che individua le unità di personale componenti il Team, ed in particolare: a) Referente per la programmazione; b) Referente per l attuazione; c) Referente per i controlli di I livello; d) Referente per il monitoraggio; e) Referente per le azioni di informazione, comunicazione e pubblicità; Le attività afferenti il controllo di I livello, che seguono tutto il processo di gestione di un operazione a titolarità regionale, saranno condotte da un referente funzionalmente separato dal ROO. Il ROO è tenuto a collaborare con l AdG nel condurre le verifiche a norma dell articolo 60, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1083/2006. Le verifiche dovranno consentire di accertare che le spese dichiarate siano reali, che i prodotti o i servizi siano stati forniti conformemente alla decisione di approvazione, che le domande di rimborso del Beneficiario siano corrette che le operazioni e le spese imputate ai fondi comunitari siano conformi alle norme comunitarie e nazionali. Nello svolgimento delle proprie funzioni il ROO: garantisce, in base alle specifiche determinazioni del Comitato di Sorveglianza, che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate in conformità ai criteri applicabili al Programma operativo e rispettino la vigente normativa comunitaria e nazionale di settore nonché in materia di tutela ambientale, pari opportunità, gare di appalto e regole della concorrenza per l intero periodo di attuazione; 6
8 provvede all istruzione ed assunzione degli atti di impegno e di liquidazione dei pagamenti e alla trasmissione alla ragioneria regionale per l ordinativo (mandato) di pagamento nonchè alla trasmissione al Coordinatore di Area interessato, in qualità di membro del CO.CO.Asse, del riepilogo delle somme erogate nonché dell avanzamento della spesa. Al momento dell assunzione dell impegno e/o della disposizione della liquidazione della spesa, avrà cura di indicare, nel decreto ovvero nella trasmissione dell atto al Settore gestione delle entrate e della spesa di bilancio, il codice del progetto di riferimento: la mancata indicazione del codice determinerà l improcedibilità dell atto; l impegno assunto e/o la liquidazione disposta (quand anche riferita a più impegni) devono essere inderogabilmente riferiti ad un unico progetto; provvede, in relazione al pertinente capitolo di spesa, ad istruire la proposta di deliberazione di reiscrizione delle economie di spesa correlate ad entrate con vincolo di destinazione già accertate (art. 41, co 2, L.R. n. 7/2002) e alle relative attività propedeutiche, avendo cura di trasmettere, in formato digitale, la delibera approvata all Autorità di Gestione al seguente indirizzo di posta elettronica: fornisce all Unità per il Monitoraggio e per la Gestione finanziaria, attraverso l imputazione al sistema di monitoraggio, i dati contabili relativi a ciascuna operazione attuata nell'ambito del Programma Operativo e assicura la raccolta dei dati relativi all'attuazione delle singole operazioni necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit, la valutazione; fornisce all Unità per il Monitoraggio degli Interventi, attraverso l imputazione al sistema di monitoraggio, tutte le informazioni necessarie alla rilevazione degli indicatori di realizzazione e di risultato come riportati nelle Schede di Obiettivo Operativo; acquisisce il parere del NVVIP per il finanziamento di operazioni a titolarità regionale che presentano un valore superiore ai 10 M trasmettendo tutta la documentazione utile; accerta l'effettiva fornitura dei prodotti dei servizi cofinanziati, l effettiva esecuzione di opere pubbliche, la corrispondenza delle spese dichiarate ai prodotti, servizi, lavori cofinanziati e la conformità delle stesse alle norme comunitarie, nazionali e regionali. Nel caso di progetti finanziati solo parzialmente dal POR i controlli documentali riguarderanno solo i contratti ovvero i lotti finanziari/fisici e le procedure amministrative ad essi direttamente connesse oggetto di finanziamento POR. I contratti ovvero i lotti finanziari/fisici finanziati da altre fonti finanziarie saranno oggetto di controlli ai sensi del presente manuale solo nel caso siano inseriti nella certificazione a titolo di overbooking; istituisce il fascicolo di progetto garantendo l applicazione della check list di fascicolo; garantisce il rispetto della pista di controllo e implementa la check list di controllo di primo livello (cfr capitolo 5.1); garantisce che i Beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle operazioni adottino un sistema di contabilità separata e una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali; fornisce all AdG le informazioni utili alle valutazioni del Programma Operativo in coerenza con il Piano di Valutazione; applica le procedure stabilite dall AdG ai fini della conservazione dei documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata; 7
9 provvede, sulla base delle Linee guida approvate dall AdG con Decreto Dirigenziale n. 94 del 2009, al rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'articolo 69 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006; applica le procedure stabilite dall AdG in caso di irregolarità e di recupero degli importi indebitamente versati, come meglio esposto al Capitolo 6; fornisce all AdG tutte le informazioni necessarie in merito: a) alle procedure e alle verifiche eseguite in relazione alle spese, anche ai fini della successiva trasmissione all Autorità di Certificazione; b) all organizzazione del Comitato di Sorveglianza e alla predisposizione della relativa documentazione; c) alla elaborazione e presentazione alla Commissione, previa approvazione del Comitato di Sorveglianza, dei Rapporti annuali e finale di esecuzione, nei termini previsti e in accordo con le richieste della Commissione; d) agli adempimenti previsti in materia di controllo e trasparenza per i regimi di aiuto così come prescritto dalla normativa comunitaria di riferimento. fornisce al Coordinatore di Area tutte le informazioni in merito alla partecipazione alle riunioni dei CO.CO.Asse e partecipa al le riunioni del CdS.Il Responsabile di Grande Progetto, nominato con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania ai sensi della DGR n.326/2009, assolve tutte le funzioni attribuite al ROO per il Grande Progetto di cui è responsabile, coerentemente alla procedura per la gestione dei Grandi Progetti, di cui al capitolo 8. Procedure di selezione delle operazioni e del Beneficiario La selezione e l approvazione delle operazioni finanziate dal POR FESR avviene sulla base dei criteri di selezione che, come previsto dall art. 65 del Reg. 1083/2006, sono stati approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 13 marzo 2008 e ratificati con DGR 879/2008 e smi. L identificazione del Beneficiario è strettamente connessa alla titolarità dell intervento. Si definisce infatti l intervento: a titolarità regionale: la Regione Campania è Beneficiario ovvero è responsabile della procedura amministrativa connessa alla realizzazione dell intervento (può in tal senso assumere la funzione di stazione appaltante, ovvero di committente dell opera); in caso di erogazione di Aiuti di Stato, la Regione è il soggetto che concede l aiuto e procede, quindi, all emanazione dell avviso; a regia regionale: il Beneficiario, con le funzioni sopra indicate, è diverso dalla Regione Campania, e viene da quest ultima selezionato tramite le procedure di seguito descritte tra le categorie indicate dall obiettivo operativo (ad esempio, Comune, Soprintendenza; Provincia che possono, in tal senso, assumere il ruolo di stazione appaltante, ovvero di committente dell opera); in caso di Aiuti di Stato, l aiuto è concesso tramite un organismo terzo rispetto alla Regione, il quale procede quindi anche all emanazione dell avviso. La Regione, dunque, non assume, in tal caso, la responsabilità amministrativa del procedimento di concessione dell aiuto. Le operazioni si articolano in: 8
10 opere pubbliche; acquisizione di beni e servizi; regimi di aiuto; La tipologia di procedimento per l individuazione del Beneficiario prevede quattro casi: l individuazione diretta del soggetto Beneficiario dai documenti di programmazione, ove previsto; procedura valutativa (tramite avviso pubblico/bando); procedura negoziale; procedura ex DGR 1276/2009 relativamente alle operazioni avviate con il POR Campania che rispettano tutte le condizioni di ammissibilità previste per il POR FESR Procedure di selezione delle operazioni e dei beneficiari per opere pubbliche, beni e servizi Nel caso di interventi a titolarità regionale, identificati sulla base della programmazione della Giunta Regionale, la progettazione è condotta sotto la responsabilità dei ROO, sulla base delle indicazioni contenute nel Programma e nelle schede di Obiettivo Operativo. L Autorità di Gestione esprime il proprio parere sulla coerenza programmatica delle proposte di deliberazione inerenti la programmazione e l individuazione di operazioni a titolarità regionale. I ROO, nella loro qualità di Responsabili del procedimento, promuovono e sovrintendono agli accertamenti e alle valutazioni preliminari idonei a verificare la fattibilità tecnica, economica e amministrativa degli interventi ai fini della relativa ammissione a finanziamento. Tuttavia, le attività afferenti il controllo di I livello, che seguono tutto il processo di gestione di un operazione a titolarità regionale, saranno condotte da un referente funzionalmente separato dal ROO. L identificazione della Regione Campania quale Beneficiario di una operazione finanziata dal POR FESR, richiede al ROO pertinente, l assunzione di tutti gli obblighi del Beneficiario. Nel caso di interventi a regia regionale, di norma, l acquisizione delle domande da proporre a finanziamento per i diversi Obiettivi Operativi, avverrà attraverso la pubblicazione di specifici bandi o avvisi pubblici. In tal caso l Autorità di Gestione esprime il proprio parere di competenza sulla coerenza programmatica delle proposte di deliberazione della giunta regionale che definiscono la programmazione dell Obiettivo Operativo. Le domande acquisite entro i termini fissati dal bando o dall avviso saranno sottoposte ad istruttoria, valutazione e selezione, ai fini della formulazione delle relative graduatorie/elenchi, approvati dal ROO che provvede alla loro pubblicazione. Tutte le proposte di investimento per infrastrutture e servizi a titolarità regionale, di importo superiore a 10 Meuro dovranno essere sottoposte a valutazione da parte del Nucleo Regionale di Valutazione degli Investimenti Pubblici (NRVVIP). Gli esiti della valutazione saranno considerati vincolanti ai fini dell ammissibilità dell intervento al finanziamento. Per una tempestiva attivazione degli interventi previsti dal Programma, ove debbano obbligatoriamente essere acquisiti approvazioni, pareri, benestare, nulla-osta, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 16 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall art. 10 della Legge 24 novembre 2000 n. 340 e modificato dall art. 8 comma 1 della Legge 11 febbraio 2005 n.15. Nel caso in cui i termini per emanare i provvedimenti richiesti, fissati in detti 9
11 articoli, siano superiori a quelli stabiliti da altre disposizioni di leggi e regolamenti nazionali e/o regionali, si applicheranno questi ultimi. Gli eventuali pareri negativi o dinieghi di autorizzazioni dovranno essere debitamente motivati e tempestivamente notificati agli interessati. Nella comunicazione saranno fornite indicazioni sulle possibilità e sui termini di ricorso a detti provvedimenti. Nei casi in cui non sia possibile applicare, ai sensi della legislazione vigente il principio del silenzio-assenso, saranno indette, ove ne ricorrano gli estremi, apposite conferenze di servizi ai sensi dell art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall art. 2 comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n Al fine di accelerare il rilascio delle autorizzazioni amministrative, necessarie all attuazione degli interventi previsti nel POR, da parte delle Autorità pubbliche competenti, si adottano, come strumento normale di azione, le modalità stabilite dalla legge 241/90 e dall art. 2 comma 203 della L. n. 662/96 della Conferenza dei Servizi. Nell attuazione del programma si applicano le disposizioni in materia di semplificazione Legge 20 novembre 2000, n Quando i controlli amministrativi relativi alla fase di ammissione a finanziamento di una operazione sono ultimati con esito positivo, viene adottato il decreto di ammissione a finanziamento. Di seguito si riporta uno schema che raffigura graficamente l iter procedurale per la selezione delle operazioni e del Beneficiario. 10
13 Procedure di selezione delle operazioni e dei beneficiari per i regimi di aiuto Il beneficiario di un regime di aiuto è l impresa che realizza l investimento. Secondo la normativa riguardante la concorrenza (Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Unione europea legge n. L 124 del 20 maggio 2003,), si definisce impresa, con un concetto molto ampio, ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. Attività economiche sono tutte le attività consistenti nell'offerta di beni o servizi sul mercato aperto alla concorrenza. Natura e stato giuridico del beneficiario non sono quindi rilevanti in questo contesto (anche un'organizzazione no-profit, autorità pubbliche o enti pubblici equivalenti, associazioni o fondazioni, ecc. possono intraprendere attività economiche). Indipendentemente dalla status giuridico dei partner coinvolti, le norme sugli Aiuti di stato (tetti di contribuzione, spese ammissibili, norme sul cumulo, ecc.) verranno applicate ai progetti approvati che prevedono attività che possono essere considerate aiuto di stato ai sensi dell'art. 87 (1) del Trattato. Pertanto, qualora le attività di progetto siano rilevanti in termini di aiuti di stato, le limitazioni del contributo concedibile previste si applicheranno non solo alle imprese private, ma anche agli enti pubblici o pubblici equivalenti che agiscono in veste di impresa in questi progetti, così come definita dalla Raccomandazione UE 2003/361/EC sopra citata. La procedura di selezione delle operazioni e dei beneficiari per i regimi di aiuto seguirà il seguente iter: Avvio della procedura: il ROO promuove, sulla base della programmazione di settore e delle indicazioni eventualmente fornite dalla Giunta, l avvio della procedura di istituzione dei regimi di aiuto nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, come riportato nella tabella dei regimi di aiuto, di cui all Appendice. Elaborazione e pubblicazione dell avviso: il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, (nel caso di interventi a titolarità regionale, il Responsabile del procedimento, di norma, si identifica con il ROO pertinente, ovvero, nei casi di operazioni a regia regionale, con un soggetto diverso dalla Regione Campania) predispone un avviso contente tutte le informazioni necessaria alla fruizione dell aiuto. L avviso deve risultare coerente alle indicazioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore e rispettare le condizioni definite dal presente manuale. E necessaria la pubblicazione dell avviso. Il Responsabile del procedimento amministrativo approva l avviso pubblico nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente Manuale (cfr. il seguente punto Elementi essenziali per la redazione dell avviso pubblico nell ambito di un regimi di aiuto, par Spese ammissibili; 3.3 Modalità di erogazione del finanziamento per i Regimi di aiuto). Nel caso di interventi a regia regionale, il soggetto responsabile dovrà inoltrare l avviso approvato al ROO per la verifica di conformità; segue la pubblicazione, previo visto di conformità del ROO. Selezione degli interventi: La selezione degli interventi afferenti i regimi di aiuto istituiti è di competenza del Responsabile del procedimento amministrativo. Le modalità di selezione delle iniziative da finanziare sono quelle indicate dal DPR 123/98; pertanto, i procedimenti possono prevedere le seguenti modalità: automatica, valutativa (bando) o negoziale. Il responsabile del procedimento amministrativo è, altresì, responsabile dell attività istruttoria e valutativa delle istanze presentate. Per lo svolgimento degli adempimenti tecnici e amministrativi connessi all attività istruttoria e di erogazione è possibile il ricorso a banche o società in possesso dei necessari requisiti tecnici, 12
14 organizzativi e di terzietà, in relazione allo svolgimento delle predette attività. L affidamento dovrà avvenire secondo le modalità descritte all Appendice n. 3 del presente Manuale. Il ROO, è tenuto ad individuare il servizio oggetto dell affidamento e a disciplinare tutti i compiti e responsabilità del soggetto affidatario. In particolare, oggetto del servizio potrà essere: - Valutazione delle istanze pervenute, al fine di permettere la predisposizione della graduatoria; - Istruttoria della documentazione amministrativa e contabile per la verifica dell ammissibilità della spesa sostenuta dal Beneficiario: in questo caso il soggetto affidatario è tenuto a rispettare tutte le prescrizioni previste dall art. 56 del Reg. (CE) n. 1083/2006, dalla normativa nazionale e dal presente manuale in tema di ammissibilità della spesa; - Raccolta dati e supporto al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale: il soggetto affidatario fornisce il supporto al ROO nell alimentazione del sistema di monitoraggio regionale, attraverso il protocollo di colloquio predisposto dai competenti uffici regionali; - Erogazione degli acconti e saldo al Beneficiario. L erogazione da parte del soggetto affidatario deve avvenire sulla base della riserva finanziaria appositamente costituita dal ROO e trasferita al soggetto affidatario. Al fine di garantire la qualità e la corretta gestione del servizio affidato, la convenzione che disciplinerà il rapporto tra la Regione Campania e il Soggetto affidatario, dovrà in maniera puntuale, descrivere i compiti, le funzioni, le responsabilità e la tempistica per l esecuzione del servizio nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, anche riguardo al trasferimento dei fondi che si renderanno necessari all espletamento del servizio di erogazione delle quote al Beneficiario. - Approvazione delle graduatorie e assunzione degli impegni: il Responsabile del procedimento amministrativo, al termine dell attività istruttoria, provvede ad approvare la graduatoria con il contestuale impegno delle somme sul capitolo di bilancio pertinente, tale atto determina il diritto del Beneficiario a ricevere l aiuto. Nei casi di interventi a regia regionale, il Responsabile del procedimento amministrativo comunica gli esiti dell avviso al ROO competente. Il Responsabile del procedimento amministrativo è tenuto alla conservazione dei dati relativi ai regimi di aiuto per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto nel quadro del regime in questione, e comunque fino al 31/12/2020. Elementi essenziali per la redazione dell avviso pubblico nell ambito di un regime di aiuto L avviso pubblico di selezione degli interventi da ammettere a cofinanziamento sul POR FESR dovrà essere redatto nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento applicabili nel momento in cui viene concesso il contributo pubblico. Ciascun avviso dovrà riferirsi ad una sola delle modalità previste dal DPR 123/ 98 ed esaurirsi in un'unica procedura (a titolo di esempio De Minimis - Reg. 1998/06 - Esenzione per categoria Reg 800/08 ecc ). Lo schema di avviso pubblico che i ROO potranno utilizzare come riferimento è riportato in allegato al presente manuale. 13
15 Beneficiari Funzioni Il Reg. (CE) n. 1083/2006 definisce il «Beneficiario»: un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell'avvio o dell avvio e dell attuazione delle operazioni. Nel quadro di regimi di aiuti di cui all'articolo 87 del trattato, i beneficiari sono imprese pubbliche o private che realizzano un singolo progetto e ricevono l'aiuto pubblico. Il Beneficiario è responsabile dell avvio e dell attuazione delle operazioni cofinanziate dal POR nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale anche in materia di appalti pubblici. In capo al Beneficiario è posto, altresì, l obbligo di informare il pubblico circa la sovvenzione ottenuta dai Fondi Strutturali mediante l esposizione di cartelloni e targhe esplicative permanenti, visibili e di dimensioni significative sia durante l attuazione delle operazioni che in seguito al completamento delle secondo le previsioni dell art. 8 del Reg. CE n. 1828/2006 e in coerenza con le Linee guida approvate dall AdG con Decreto Dirigenziale n. 94 del 2009 e smi. Nel caso di Regimi d aiuto le funzioni di seguito elencate, laddove pertinenti, ricadono sul soggetto responsabile del procedimento amministrativo di concessione dell aiuto. Le funzioni e le responsabilità del Beneficiario dell aiuto (Impresa che riceve l aiuto pubblico) saranno espressamente indicate nel bando di selezione, così come richiamato nel paragrafo 1.2 Elementi essenziali per la redazione dell avviso pubblico nell ambito di un regime di aiuto, nonché nell atto di impegno da sottoscrivere ad opera del legale rappresentante dell impresa. Il Beneficiario, nell avviare e attuare le operazioni cofinanziate dal POR FESR è obbligato a garantire: la conformità delle procedure utilizzate alle norme comunitarie e nazionali (art.60 Reg. (CE) n. 1083/2006) di settore nonché in materia di tutela ambientale, pari opportunità, gare di appalto e regole della concorrenza; un sistema di contabilità separata (art. 60 Reg. (CE) n. 1083/2006) per l operazione e la costituzione di un conto di tesoreria e/o conto corrente per entrate e uscite relative, esclusivamente, a tutte le operazioni afferenti il POR Campania FESR ; il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sull ammissibilità delle spese; il rispetto degli adempimenti eventualmente stabiliti dall avviso di selezione ovvero connessi alla procedura di selezione e concessione dal decreto di ammissione a finanziamento; l invio al ROO, o ad un soggetto da lui incaricato se individuato, alle scadenze comunicate e con le modalità richieste dal ROO, dei dati relativi all attuazione delle attività/operazioni finanziate, necessari ad alimentare il monitoraggio finanziario, procedurale e fisico; l attestazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nel periodo di riferimento, unitamente alla copia della documentazione tecnico/amministrativa/contabile relativa alle attività/operazioni finanziate; per tutte le operazioni di valore superiore a 1 Meuro l attestazione circa la natura dell operazione al fine di definire l applicabilità della norma di cui all Art. 55 del Reg. (CE) n.1083/2006, come modificata dal Reg. (CE) n.1341/2008; 14
16 nel caso in cui l opera rientri nel campo di attuazione dell art. 55, l applicazione della metodologia per il calcolo delle entrate fornita dal ROO e la trasmissione delle relative risultanze allo stesso, nonché il monitoraggio periodico delle entrate in base a quanto precisato nel Capitolo 9 del presente manuale di attuazione; la restituzione della quota parte del finanziamento che sarà indicata dal ROO qualora le entrate riferibili al progetto superino il calcolo effettuato in applicazione della metodologia sopra citata; il rispetto delle procedure definite nella pista di controllo secondo le specifiche indicazioni del ROO; il rispetto del cronogramma dell operazione, con particolare riferimento alla tempistica per l aggiudicazione delle gare di appalto; l istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica, amministrativa e contabile in originale conformante a quanto previsto al capitolo 5.1; il rispetto degli adempimenti in materia di informazione e pubblicità nei casi e con le modalità previste dall art. 8 del Reg. CE n. 1828/2006 e secondo le specifiche dettate dall AdG nelle linee guida allegate al presente manuale, nonché la trasmissione di tutte le pubblicazioni e dei materiali informativi/divulgativi prodotti con il sostegno dei Fondi in coerenza con le regole sull ammissibilità della spesa; l indicazione su tutti i documenti di spesa riferiti al progetto del POR FESR , dell Obiettivo Operativo pertinente, del titolo dell operazione e del codice ad essa associato, ovvero l apposizione sui documenti di spesa del timbro recante la dicitura operazione cofinanziata con il POR FESR Obiettivo Operativo. ; l emissione, per ciascuna operazione cofinanziata nell ambito del POR FESR , di documenti di spesa distinti, ovvero la chiara imputazione della quota di spesa corrispondente a ciascuna operazione; l inoltro al ROO di riferimento, nei tempi da questo prescritti, unitamente al rendiconto finale dettagliato delle attività/operazioni eseguite ovvero dei beni acquisiti, di una relazione tecnica delle stesse accompagnata dall attestazione di regolare esecuzione delle attività effettuate ovvero dall attestazione di regolare fornitura dei beni acquisiti, ovvero nel caso di opere pubbliche, la documentazione tecnica e amministrativa che attesti la fine dei lavori e la funzionalità dell opera; la conservazione della documentazione relativa all operazione fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo secondo quanto stabilito dal art. 90, comma 1 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e, in ogni caso, fino al ; la stabilità dell operazione a norma dell art. 57 del Reg. CE n. 1083/2006 ovvero che l operazione cofinanziata, entro cinque anni dal relativo completamento, non subisca modifiche sostanziali: (1) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; (2) risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva; Il Beneficiario provvede, altresì, a dotarsi di apposito Codice Unico di Progetto (CUP) in relazione a ciascuna operazione attuata e ne dà comunicazione al ROO. Il Beneficiario, infine, deve garantire alle strutture competenti della Regione (AdG, Coordinatore di Area, Autorità di Certificazione, ROO o soggetto diverso da lui incaricato, Autorità di Audit) e, 15
17 se del caso, degli Organismi Intermedi, del Ministero dell Economia e delle Finanze (IGRUE), dei Servizi ispettivi della Commissione UE, nonché di tutti gli organismi deputati allo svolgimento di controlli sull utilizzo dei fondi comunitari l accesso a tutta la documentazione, amministrativa, tecnica e contabile, connessa all operazione cofinanziata. Il Beneficiario è tenuto, inoltre, a fornire agli esperti o organismi deputati alla valutazione interna o esterna del POR FESR tutti i documenti necessari alla valutazione del Programma. Il Beneficiario è tenuto a prestare la massima collaborazione nelle attività svolte dai soggetti incaricati dei controlli fornendo le informazioni richieste e gli estratti o copie dei documenti o dei registri contabili. Il Beneficiario ed il ROO sottoscrivono apposito atto che individua le reciproche obbligazioni e le condizioni di erogazione del finanziamento. Lo schema di tale accordo è parte integrante del decreto di ammissione a finanziamento dell intervento che viene adottato dal ROO in seguito alla selezione delle operazioni e dei beneficiari. Un modello di accordo che può essere utilizzato a tale scopo è contenuto tra gli allegati del presente manuale. Organismi Intermedi L Amministrazione regionale individua quali Organismi Intermedi gli Enti pubblici territoriali e le Amministrazioni centrali dello Stato, per le materie di loro competenza. Inoltre, sotto la propria responsabilità, l Amministrazione regionale, nell esecuzione delle operazioni di alcune attività può valersi, dei seguenti Organismi Intermedi: a) soggetti interamente pubblici, anche strutturati come società o altre forme di diritto privato aventi il carattere di strutture in house ; b) altri soggetti pubblici, anche strutturati come società o altre forme del diritto civile, non aventi il carattere di strutture in house dell Amministrazione; c) soggetti privati con competenze specialistiche. L individuazione dei soggetti di natura corrispondente alla lettera a) è effettuata con atto amministrativo; la selezione e l individuazione dei soggetti di cui alle lettere b) e c) sarà svolta mediante procedure di evidenza pubblica conformi alla normativa comunitaria in materia di appalti pubblici. La Regione Campania individua gli Organismi Intermedi per il periodo di programmazione attraverso atti amministrativi e procedendo alla loro descrizione e comunicazione, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni regolamentari. Gli Organismi Intermedi devono disporre di un sistema di contabilità, sorveglianza, informativa finanziaria separato e informatizzato. La definizione della procedura di presentazione e di valutazione della candidatura dei potenziali OI è individuata dal ROO interessato, di concerto con l AdG Funzioni delegate agli OI L Autorità di Gestione, sentito il Responsabile dell Obiettivo Operativo pertinente, può delegare una o più delle sue funzioni. 16
18 L Autorità di Gestione, in qualità di organo responsabile dell attuazione del POR nel suo complesso si assicura, attraverso il Responsabile dell Obiettivo Operativo pertinente, che le funzioni delegate vengano svolte correttamente, mediante: - l esame dei Rapporti prodotti dagli Organismi Intermedi; - l esame dei Rapporti di audit prodotti nell ambito dell articolo 62.1 (a) e (b) del Regolamento (CE) 1083/2006, che dovrebbero comprendere la revisione delle verifiche di cui all articolo 13(2) effettuate a livello degli Organismi Intermedi; - verifiche campionarie di tipo qualitativo sui controlli ordinari svolti dagli Organismi Intermedi; - verifiche sull adeguatezza dei sistemi di gestione e controllo adottati dagli Organismi Intermedi. Il ROO provvede, inoltre, a verificare periodicamente l adeguamento dei sistemi stessi alle prescrizioni e osservazioni formulate nonché alle novità di tipo regolamentare che dovessero intervenire nel corso della programmazione. L OI diventa responsabile, nei limiti previsti dalla delega conferita, della gestione degli obiettivi assegnati, conformemente al principio di sana gestione finanziaria, buon andamento dell azione amministrativa e trasparenza. Esso è quindi chiamato, a titolo esemplificativo, a: - collaborare con l Autorità delegante, in ogni stato e grado del procedimento di attuazione, nell acquisizione di tutte le informazioni e di tutti i dati dell operazione, permettendo all Autorità l applicazione di ogni forma di controllo; - informare i potenziali Beneficiari, secondo quanto stabilito dall articolo 5, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1828/2006 e successiva rettifica; - informare i Beneficiari secondo quanto stabilito dagli articoli 6 e 13 del Reg. (CE) n. 1828/2006 e successiva rettifica; - assicurarsi, prima della decisione in merito all approvazione, che il Beneficiario sia in grado di rispettare le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1 del Reg. (CE) n.1828/2006 e successiva rettifica; - attuare la fase istruttoria per la selezione dei Beneficiari e delle relative operazioni; - comunicare al Responsabile di Obiettivo Operativo la graduatoria dei Beneficiari e delle relative operazioni ammesse a contributo; - stipulare un atto di impegno con il Beneficiario che precisi obblighi e responsabilità reciproche (contributo concesso, oggetto da realizzare, documentazione da produrre, ecc.); - supportare i Beneficiari nella predisposizione di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all operazione; - verificare, sotto l aspetto amministrativo, finanziario, tecnico e fisico, la corretta esecuzione delle operazioni; - acquisire ed archiviare la rendicontazione e la documentazione relativa alle spese sostenute dal Beneficiario; - predisporre ed emettere il mandato/ordine di pagamento relativo agli acconti e al saldo del contributo a favore del Beneficiario; 17
19 - assicurare che i dati relativi all avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell operazione siano forniti al Responsabile di Obiettivo Operativo tramite il sistema informativo regionale; - trasmettere al ROO tutte le informazioni necessarie per l elaborazione della dichiarazione di spesa da inviare all AdC, ovvero trasmettere l attestazione di spesa direttamente all AdC nel caso in cui la delega lo preveda. Gli obblighi e le responsabilità reciproche circa lo svolgimento di tali funzioni risultano dettagliate nell atto di delega (Convenzione, APQ, ecc ) stipulato tra Autorità di Gestione ed Organismo Intermedio Principi generali dei sistemi di gestione e controllo degli OI Gli Organismi Intermedi nell esercizio delle funzioni delegate devono adottare un sistema di gestione e controllo conforme a quanto previsto dall art. 58 del Reg. (CE) n. 1083/2006. In particolare esso deve conformarsi ai seguenti principi generali: 1. definizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo, 2. osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi; 3. specificazione delle procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate nell'ambito del Programma Operativo; 4. specificazione dei sistemi di contabilità, sorveglianza e informativa finanziaria informatizzati adottati; 5. specificazione delle disposizioni previste per la verifica del funzionamento dei sistemi; 6. descrizione dei sistemi adottati e delle procedure per garantire una pista di controllo adeguata; 7. definizione di procedure di informazione e sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati. La delega è conferita solo dopo che il ROO competente, di concerto con l AdG, abbia verificato la conformità del Sistema di gestione e controllo proposto dall OI a quanto previsto dall art. 58 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e dal presente Manuale. Il SGC adottato dall OI deve prevedere, tra l altro, l individuazione dell ufficio cui è affidata la responsabilità dell esecuzione dei controlli cd ordinari di cui all art. 13 del Reg. (CE) n. 1828/2006. Per effetto del principio di cui al punto 2 sopra citato, è necessario che l Ufficio dell OI cui è affidata la responsabilità dei controlli ordinari sia autonomo ed indipendente da quello che gestisce le operazioni. Per l esecuzione delle verifiche di cui al citato articolo 13 del Reg. (CE) n. 1828/2006, gli Organismi Intermedi dovranno adottare strumenti che siano volti a garantire certezza e documentabilità delle stesse. Il ROO ha competenza, sulla base delle indicazioni fornite dall AdG, riguardo alla verifica in itinere, a campione e attraverso system audit, dell affidabilità del Sistema di gestione e controllo messo in atto dall OI. L Organismo Intermedio è tenuto ad attenersi a quanto indicato all interno del presente Manuale e a quanto riportato nell atto di delega, al fine di garantire l adeguatezza delle piste di controllo a quanto stabilito all articolo 15 del Reg. (CE) n. 1828/2006. Al riguardo l OI adotta ed 18
20 alimenta, per quanto di sua competenza, il Sistema informativo di monitoraggio messo a disposizione dall Autorità delegante, allo scopo di assicurare l evidenza della spesa sostenuta a livello di singola operazione e supportare, mediante successivi livelli di aggregazione, la predisposizione della certificazione della spesa alla Commissione Europea I contenuti dell atto di delega L identificazione dell OI, le funzioni ad esso delegate e gli impegni reciproci tra OI ed Autorità delegante sono individuati nell atto di delega (Convenzione, APQ, ecc ), con il quale viene approvato il Programma di interventi che sarà attuato dall OI, una volta concluso l iter di presentazione e di valutazione della candidatura (Cfr ). Nello specifico, l atto di delega dovrà descrivere dettagliatamente: 1. l oggetto, i limiti della delega e le funzioni dei vari soggetti coinvolti; 2. l organigramma della struttura e la ripartizione dei compiti tra i diversi uffici e/o servizi relativi all Organismo Intermedio, coerente con il dettato del Reg. (CE) n.1083/2006, Reg. (CE) n. 1080/2006 e Reg. CE n.1828/2006 in tema di separazione delle funzioni di gestione; 3. le procedure di selezione e di approvazione delle operazioni e le modalità di coinvolgimento dell Autorità delegante; 4. le informazioni da trasmettere all Autorità delegante e la relativa periodicità; 5. la descrizione dei flussi finanziari tra Regione Campania e OI; 6. le procedure relative alla redazione e alla presentazione delle dichiarazioni di spesa; 7. le modalità di conservazione dei documenti; 8. eventuali meccanismi premiali e sanzionatori (cfr. capitolo 1.4.4); 9. le modalità di modifica ed integrazione dell oggetto e delle finalità della delega stessa Procedura di verifica dei requisiti di capacità dell Organismo Intermedio Per l effettivo affidamento della delega di funzioni, la Regione preventivamente verifica le capacità del candidato Organismo Intermedio di assolvere gli impegni di competenza. L esame suddetto sarà incentrato sulla verifica del rispetto dei principi di cui all art.58 del Reg. (CE) n.1083/2006 (Cfr ). L AdG, attraverso e di concerto con il ROO competente, mantiene le funzioni di controllo sull attuazione della delega ed esercita i poteri sanzionatori come specificatamente previsto nell accordo di delega. La valutazione delle capacità dell OI sarà elaborata verificando che siano assolti alcuni requisiti chiave, quali: chiara definizione allocazione e separazione delle funzioni; adeguate procedure per la selezione delle operazioni; 19

References: art. 55
 art. 21
 articolo 60
 art. 65
 art. 10
 art. 8
 art. 14
 art. 2
 art. 2
 art. 56
 art. 8
 Art. 55
 art. 55
 art. 8
 art. 90
 art. 57
 articolo 62
 articolo 13
 articolo 5
 art. 58
 art. 58
 art. 13
 articolo 13
 articolo 15
 art.58