Source: http://docplayer.it/2465313-Modelli-organizzativi-d-impresa-e-strumenti-informativi-e-gestionali-tendenze-evolutive-per-il-project-financing.html
Timestamp: 2017-06-28 17:54:32+00:00

Document:
Modelli organizzativi d impresa e strumenti informativi e gestionali: Tendenze evolutive per il Project Financing - PDF
Modelli organizzativi d impresa e strumenti informativi e gestionali: Tendenze evolutive per il Project Financing
Download "Modelli organizzativi d impresa e strumenti informativi e gestionali: Tendenze evolutive per il Project Financing"
1 Modelli organizzativi d impresa e strumenti informativi e gestionali: Tendenze evolutive per il Project Financing RELATORE PROF. FRANCESCO SPONZA IUAV ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA2 Perchè Il Project Financing Il project financing nasce come tecnica di finanziamento e realizzazione di iniziative industriali o infrastrutturali che necessitano di ingenti risorse. Notevole espansione sta ottenendo come risorsa per il finanziamento nto di opere pubbliche VANTAGGI PER L ENTE Alleggerimento del debito pubblico Maggiori servizi per i cittadini Tempi di esecuzione ridotti VANTAGGI PER IL SOGGETTO PRIVATO Vantaggi economici Vantaggi indotti NEL PROJECT FINANCING I DUE SOGGETTI SONO SOCI E NON CONTROPARTI! 23 La svolta: chi paga è il BUSINESS!!..dalle opere.. alla gestione dei SERVIZI.. In altre parole è la gestione a regime del Business (casa per anziani non autosufficienti, il parcheggio, etc ) che remunera gli attori coinvolti (banche, impresa edile,etc.).monitoraggio di tempi e costi in itinere diventa una necessità della SPV,. E le varianti d opera sono un problema perché spesso ritardano e fanno lievitare i costi 34 UFP Il modello di riferimento I soggetti coinvolti Costruttore Contratto chiavi in mano Contratto fornitura Fornitori Pubblica Amministrazione Concessione Società di Progetto (spv) Consulenti Due diligence Capitale Finanziamento Sponsor Banche Polizze assicurative Assicurazioni Contratto Operate e Maintenance Società di gestione Contratto fornitura Acquirenti Infrastrutture Spa 45 Tipologie di opere ed i riferimenti normativi BOO - BOT BOST - BLT BOST IMPIANTI SPORTIVI PARCHEGGI CIMITERI ENERGIE OPERE IDRICHE RETI GAS IMPIANTI SPORTIVI STRUTT. OSPEDALIERE AUTOSTRADE PORTI CARCERI IMPIANTI SPORTIVI RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI Opere Calde Opere Tiepide e Fredde Opere totalmente autofinanziabili Note Art. 37 PROMOTORE Art. 19 CONCESSIONE SOCIETA MISTA 56 Le forme contrattuali BOT (BUILD OPERATE and TRANSFER) Dove la Società di Progetto realizza l infrastruttura, la gestisce per la durata della concessione, in modo tale da remunerare il proprio capitale di rischio e restituire il capitale di debito ai soggetti finanziatori e la trasferisce al soggetto pubblico al termine della concessione BOST (BUILD, OPERATE, SUBSIDIZE, TRANSFER) Dove, a causa dell insufficiente livello delle tariffe nella fase di gestione, queste sono integrate da un contributo pubblico, che può essere in conto capitale o in conto esercizio BLT BOO (BUILD, LEASE, TRANSFER) Dove l inesistenza o l insufficienza delle tariffe costringono l ente pubblico a versare al concessionario un canone periodico (spesso sottoforma di tariffa-ombra, o di pedaggio virtuale ) per la gestione dell opera (modello comunemente applicato nel Regno Unito; previsto, anche in Italia, per la realizzazione delle infrastrutture ospedaliere) (BUILD OPERATE and OWN) Dove la Società di progetto o comunque i promotori dell iniziativa rimangono proprietari anche dopo la realizzazione, mantenendone i relativi rischi. È il caso in cui è ingente l importo dell investimento per la realizzazione del progetto e l iniziativa proviene da gruppi privati che hanno interesse a svolgere la funzione del gestore 67 Cimitero ESEMPIO E un opera in generale calda È assimilabile ad un operazione immobiliare Ha la possibilità di poter gestire servizi particolari ma in esclusiva quali i lumi votivi, i fiori e. La P.A. ha spesso l esigenza di terzializzare il personale La concessione dura 30 anni e se le P.A. propongono un pareggio a 15 anni questo spesso avviene in tempi inferiori... 78 1-Caratteristiche del PJ/F : Attori, Ruoli e Rischi 2-IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA DI PROGETTO E LE BANCHE : le garanzie 3-IL MONITORAGGIO IN CORSO DI ESECUZIONE: - SOCIETA DI GESTIONE -SOCIETA DI COSTRUZIONI 4-La Pubblica Amministrazione Indice 5-Il Percorso del Progetto: progettazione del PJ/F 89 1 Chi Paga Il PJFinancing UFP Pubblica Amministrazione Chi Finanzia e chi Paga il Project Financing Costruttore Contratto chiavi in mano Contratto fornitura Fornitori Concessione Società di Progetto (SPV) Consulenti Due diligence Capitale Finanziamento Sponsor Banche Polizze assicurative Assicurazioni Contratto Operate e Maintenance Società di gestione Contratto fornitura Acquirenti Infrastrutture Spa Chi finanzia Il PJFinancing 910 La svolta nella gestione finanziaria Attenzione : Nel Project Financing la garanzia per la banca deve essere Il Progetto non Il Capitale Proprio dell impresa di costruzioni!!!! Ma per avvenire si devono verificare anche Presupposti metodologici e gestionali esposti di seguito che richiedono competenze spesso Non presenti in imprese di piccola media dimensione 1011 Il Focus è il BUSINESS PLAN della GESTIONE RISCHIO RISCHIO T E M P O T E M P O gestione costruzione Break event R.O.E = R.O.I. + (R.O.I OF/CT) x CT/CP. Valori montanti Anni R.O.I=Ro/Ci Leva 1112 Caratteristiche delle banche Sono banche che hanno un Corporate in grado di affidare Business Plan di costituzione ed avviamento (start.up) di impresa -> sono quindi prevalentemente Merchant Bank Le Banche di Credito Ordinario invece affidano prevalentemente a fronte di garanzie reali 1213 LA STRUTTURA FINANZIARIA opera tiepida ESEMPIO Totale investimento Credito IVA Importi espressi in miglia di Fabbisogno totale Contributo Pubblico Investimento privato leva circa 20 Capitale Proprio 300 Finanziamenti da terzi14 Il Focus è il BUSINESS PLAN della GESTIONE RISCHIO RISCHIO Una leva di circa 20 richiede una gestione attenta in itinere gestione T E M P O T E M P O costruzione Break event R.O.E = R.O.I. + (R.O.I OF/CT) x CT/CP. Valori montanti Anni R.O.I=Ro/Ci Leva 1415 Considerazioni sul ROI dei Business società di gestione impresa edile I ricavi devono essere certi (tariffe, volumi) La Gestione della Società di Gestione (casa per anziani,etc) deve essere efficiente e produrre il R.O.I e il reddito operativo Ro pianificato (studio delle organizzazioni migliori,.s.i, uomini, organizzazione e processi industriali ) Preventivi e consuntivi della costruzione non possono variare IN ITINERE! Perché aumenta Ci, e per mantenere il R.O.I deve aumentare Ro (monitoraggio della stima a finire e dell impatto delle azioni correttive ) 1516 Considerazioni sul ROI della SPV: la società di gestione l impresa edile ES; ROI inferiori (costi di gestione superiori) della società di gestione con leva = 20 mandano in crisi TUTTA l operazione!! Es : Le varianti in corso d opera indebitano la SPV.!! Società di gestione e Impresa devono agire in itinere da partner per chiudere con successo il PJFinancing 1617 Considerazioni sul ROI della SPV: la società di gestione l impresa edile Come reagisce il credito? maggiori garanzie (private!!) in fase di progettazione _ azioni di tutela in fase di esecuzione (spostamento dalla logica di banca merchant - garanzia sul business- a quella di credito ordinario - garanzie reali ) 1718 Come reagisce il credito? La banca ordinaria agisce prevalentemente secondo logiche di monitoraggio dell utilizzo dei fidi La merchant bank invece monitora il business plan se si sviluppa come previsto e come si stima l a finire Comunque la/le Banca/e avrà/nno un comportamento da merchant ( si tutela dagli scostamenti in itinere dal business plan asseverato) E importante dotarsi di tecniche, metodiche e strumenti adeguati per gestire una supervisione a vita intera 1819 1-Caratteristiche del PJ/F : Attori, Ruoli e Rischi 2-IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA DI PROGETTO E LE BANCHE 3-IL MONITORAGGIO IN CORSO DI ESECUZIONE: - SOCIETA DI GESTIONE -SOCIETA DI COSTRUZIONI 4-La Pubblica Amministrazione Indice 5-Il Percorso del Progetto: progettazione del PJ/F 1920 1 UFP Il modello di riferimento I soggetti coinvolti Pubblica Amministrazione Costruttore Contratto chiavi in mano Contratto fornitura Fornitori Concessione Società di Progetto (SPV) Consulenti Due diligence Capitale Finanziamento Sponsor Banche Polizze assicurative Assicurazioni Contratto Operate e Maintenance Società di gestione Contratto fornitura Acquirenti Infrastrutture Spa 2021 Il Monitoraggio In Corso di Esecuzione: E così importante per i partner (costruttore,società di gestione, spv,..) di dotarsi di competenze organizzative e metodologie e tecniche specifiche per gestire in modo Proattivo (stima a finire ed impatto azioni correttive) la costruzione e la gestione Ne consegue che il monitoraggio interno alla società di gestione e di costruzione deve: anticipare il monitoraggio degli advisor delle banche capire come si sta andando con frequenza mensile, stima a finire e valutazione/simulazione dell impatto delle azioni correttive dimostrare capacità di costruzione e gestione dell opera in modo manageriale e trasparente (reporting( reporting, ) 2122 Il Focus è il business plan della gestione RISCHIO RISCHIO T E M P O T E M P O gestione costruzione Break event R.O.E = R.O.I. + (R.O.I OF/CT) x CT/CP. Valori montanti Anni R.O.I=Ro/Ci Leva 2223 CICLO DI MONITORAGGIO in itinere DOVE GESTIONE E : ESECUZIONE PIANIFICAZIONE RIPIANIFICAZ. STIMA A FINIRE CONSUNTIVAZIONE ANALISI SCOSTAMENTI 2324 1-Caratteristiche del PJ/F : Attori, Ruoli e Rischi 2-IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA DI PROGETTO E LE BANCHE 3-IL MONITORAGGIO IN CORSO DI ESECUZIONE: - SOCIETA DI GESTIONE -SOCIETA DI COSTRUZIONI 4-La Pubblica Amministrazione Indice 5-Il Percorso del Progetto: progettazione del PJ/F 2425 Il Focus è il business plan della gestione della SPV RISCHIO RISCHIO Maggiori costi di gestione riducono il Reddito Operativo ed il R.O.I. Allontanando il punto di pareggio della SPV gestione T E M P O T E M P O costruzione Break event R.O.E = R.O.I. + (R.O.I OF/CT) x CT/CP. Valori montanti Anni Attenzione se LEVA=20 Leva 2526 La società di gestione E in generale un azienda che : Viene progettata e dimensionata (uomini, organizzazione, sistemi informativi, ) allo start up ed a regime Viene avviata e portata a regime Viene monitorata e resa più efficiente efficace in itinere Deve pagare tutti per cui sia la SPV sia la Banca Merchant supervisionano e richiedono azioni correttive se non raggiunge le prestazioni previste nel business Plan PIANIFICAZIONE RIPIANIFICAZ. STIMA A FINIRE ESECUZIONE ANALISI SCOSTAMENTI CONSUNTIVAZIONE 2627 La società di gestione E in generale un azienda di servizi che è organizzata e gestita in modo specifico In generale e molto diversa da un impresa di costruzioni anche se di Global Service di Manutenzione 2728 ORGANIGRAMMA DI UN Azienda di GLOBAL SERVICE DI MANUTENZIONE Decisioni Decisioni di di investimento investimento di di Macchinari Macchinari Presa Presa a Livello Livello di di Direzione Direzione DG Enti di staff (Controllo Gestione) (Legale) ESEMPIO Commerciale Logistica e acquisti Ingegneria Direzione Lavori e Produzione Amministrazione Preventivi Metodi processo/prodotto Organizzazione Organizzazione correlata correlata al al posizionamento posizionamento dell impresa dell impresa nel nel mercato mercato dei dei servizi servizi Sistema Tecnologico Unità Produttive interne Governo del: Preventivo Processo - Tecnologie Governo dell esecuzione, delle tempistiche e qualità di intervento (ES. ascensore di notte con bonus a risorse interne) QUALITA PROGETTATA A COSTI ADEGUATI Contrattisti Esterni Attività a volume in tempi non compressi e con specializzazioni generiche (ES. intonacare i muri) Scelta Scelta di di prestazione prestazione dell azienda dell azienda e di di struttura 28 IUAV ISTITUTO UNIVERSITARIO struttura organizzativa ARCHITETTURA organizzativa VENEZIA29 Il Benchmarking e l Approccio alla Progettazione e Reingegnerizzazione della societa di gestione Analisi Situazione Attuale Visione stato Futuro Ridisegno Implementazione Eliminazione attività non a valore aggiunto Razionalizzare attività a valore aggiunto Determinare il miglioramento potenziale Idee innovative Benchmarking Soluzioni Integrate Processi Persone Sistemi informativi Gestione cambiamento Training/ Formazione Nuove misure 2930 Sistema di controllo Activity Based Costing Un sistema di controllo di gestione per attività consente di presidiare contemporaneamente: l orientamento dei singoli ai processi aziendali e quindi al miglioramento la corretta attribuzione dei costi indiretti ai prodotti attraverso le attività Costi Modello dei Processi Attività Misurazione prestazioni Prodotti e servizi erogati Logiche di gestione e controllo orientate all efficienza ed all efficacia d impresa31 Modalità Di Assegnazione Dei Costi Costi Ribaltamento delle risorse Resource Driver Cosa spendiamo? Perché lo spendiamo Attività Cosa facciamo? Ribaltamento costi attività Oggetti Prodotti die servizi costo erogati Activity Driver Perché lo facciamo? Per chi lo facciamo? 3132 Activity Based Costing : Fasi Contabilità Generale Centri di Costo Processi/Attività Oggetti di costo Processo n Processo 2 Regioni $ Costi Processo 1 NVA VA Canale Clienti Prodotti o Servizi Activities Tempo di ciclo Cost Driver Cost Driver Resource Resource Driver Driver Activity Activity Driver Driver 3233 ESEMPIO 3334 Incrocio attività centri di costo attività ESEMPIO cdc 5000R ACQUISTI AMMINISTRAZIONE E PERSONALE LIV1 A FUORI MODELLO A1 RICAVI NETTI A2 COSTO DEL PRODOTTO A5 CDC STRUTTURA ACQUISIZIONE ORDINE (VERIFICA ED INSERIMENTO) AMMINISTRAZIONE E CONT. GEN ANALISI FABBISOGNO ACQUISTI ANALISI OFFERTA FORNITORE APERTURA RAPPORTO NC ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI ACQUISTO ASSEMBLAGGIO ASSISTENZA PROG IN MACCH ASSISTENZA TECNICA ESTERNA ASSISTENZA TECNICA INTERNA ATTESE ATTREZZAGGI ATTREZZAGGI EXTRA BOLLE E MOVIMENTAZIONE C/LAV BOLLE E MOVIMENTAZIONI IN USCITA CARICO BOLLE IN ENTRATA DA CONTO LAVORO CARICO BOLLE IN ENTRATA PER MAT. PRIME CARICO E SCARICO MATERIALI CARPENTERIA - ACQUISIZIONE ORDINE (VERIFICA ED INSERIMENTO) CARPENTERIA - COMPILAZIONE SCHEDA PREVENTIVO CARPENTERIA - COMUNICAZIONI CON CLIENTI CARPENTERIA - GESTIONE ARCHIVIO DOCUMENTI COMM CARPENTERIA - GESTIONE NON CONFORMITA CARPENTERIA - MANUTENZIONE ORDINI A PROGRAMMA CARPENTERIA - PREANALISI FATTIBILITÀ OFFERTA CARPENTERIA - RECUPERO INFORMAZ. MANCANTI ESTERNO CARPENTERIA - RIESAME DEL CONTRATTO CARPENTERIA - STESURA OFFERTA A CLIENTE CONTROLLO A VIDEO DEL MATERIALE PRONTO CONTROLLO FATTURE PASSIVE CONTROLLO GESTIONE CONTROLLO QUALITÀ COPIATURA DISEGNI CREA PROGRAMMI MACCHINA CREAZIONE ICONE DEFINIZIONE PREZZI SSM DISTINTA BASE E CICLI FATTURAZIONE CLIENTI FATTURAZIONE FORNITORI GESTIONE ARCHIVIO DISEGNI GESTIONE DOC. PROD AREA "SALVATO" AREA "SSM" ASSEMBLAGGIO ASSQUA CED COMMERCIALE COSTI DIRETTI DIREZIONE E SERVIZI GENERALI FUORI MODELLO GRUPPOPIEGATRICI MAN_ 1 GRUPPOPIEGATRICI MAN_ 2 INGEGNERIA DI PROCESSO L3030-L3003 L4030 LW300 MAGAZZINOE SPEDIZIONI MANUTENZIONE MAZAK PERSONALE INDIRETTO PIEGATRICE LWD PIEGATRICE ROBOT PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 3435 ESEMPIO Attività rilevate dall ufficio tecnico 3536 ESEMPIO Costo unitario del sottoprocesso (la Tariffa del Servizio erogato dal Processo) 3637 Re-engineering engineering : analizzare e migliorare i processi aziendali PROCESS VALUE ANALYSIS tempo di ciclo Full time equivalente Focalizzare l ambito di miglioramento Definire le priorità Livello Processi Condividere ex- ante ed ex-post i benefici perseguiti Livello Attività c o st i VA NVA c o s t i Tempi di ciclo Cambiamenti semplici medi complessi Ambito di miglioramento 3738 ESEMPIO ABC=Activity based costing 3839 1-Caratteristiche del PJ/F : Attori, Ruoli e Rischi 2-IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA DI PROGETTO E LE BANCHE 3-IL MONITORAGGIO IN CORSO DI ESECUZIONE: - SOCIETA DI GESTIONE -SOCIETA DI COSTRUZIONI 4-La Pubblica Amministrazione Indice 5-Il Percorso del Progetto: progettazione del PJ/F 3940 Il Focus è il business plan della gestione della SPV RISCHIO RISCHIO Le varianti in corso d opera allontanano il punto di pareggio della SPV gestione T E M P O T E M P O costruzione Break event R.O.E = R.O.I. + (R.O.I OF/CT) x CT/CP. Valori montanti Anni R.O.I=Ro/Ci Leva 4041 Project management, Controllo di gestione Advisoring :tecniche e metodiche QUANDO, COSA PERCHE OBIETTIVI DEL PROGETTO: MILESTONE SPECIFICHE ETC STRUTTURA ORGANIZZATIVA O.B.S. CHI CRITERI TECNICI COME PIANO DEL PROGETTO FA COSA COSA STRUTTURA DI PROGETTO MATRICE DI RESPONSABILITA WORK PACKAGE RISORSE W.B.S. RETICOLI O.B.S. CDC A CDC B CDC C W.B.S. W.P. 1 Strutturare il progetto in modo W.P. 2 da avere un monitoraggio operativo W.P. 3 ed economico integrato e certificato QUANDO 4142 MODELLO DI GESTIONE Stima a Finire Curve ad S - Earned Value Costo ROPREVISIONE EFFICIENTE ALLA DATA PROGETTO/ COMMESSA/ ATTIVITA PRECONSUNTIVO IMPEGNATO CONSUNTIVO (ACWP) FINALE PREVISTO (STIMA A FINIRE - MATURATO) COSTI DA DECIDERE (BAC) EFFICIENZA FINALE PREVISTA SCHEDULATO (PIANO) (BCWS) EFFICACIA ALLA DATA EFFICIENZA ALLA DATA TOTALE PIANIFICAZIONE DI BUDGET) BAC Impostare logiche di gestione orientate a presidiare la STIMA A FINIRE IN ITINERE della realizzazione dell opera (Tempi e Costi) con logiche coerenti con quelle utilizzate dagli Advisor delle Banche DATA ATTUALE ESERCIZIO ESEGUITO (BCWP) VITA INTERA (EARNED) TEMPO DI SVILUPPO DATA FINE PIANIFICATA DATA FINE PREVISTA tempo 4243 VALORE DELLA PRODUZIONE ALLA DATA: ESEMPIO DI CONFRONTO tra MISURAZIONI FISICHE e CURVE ad S + EARNED VALUE MARGINE DI PREVENTIVO = 23,7 % = METODO DELLE MISURAZIONI FISICHE METODO DEL COSTO SOSTENUTO-EARNED VALUE DATA 30/6/90 PREVENTIVO INIZIALE C/E ALLA DATA C/E A VITA INTERA DATA 30/6/90 PREVENTIVO INIZIALE C/E ALLA DATA C/E A VITA INTERA VALORE DELLA PRODUZIONE (SAL+SIL) VALORE DELLA PRODUZIONE COSTI COSTI MARGINE LORDO MARGINE LORDO MARGINE % ALLA DATA = 18% = MARGINE % ALLA DATA = 10% = 150 Tali logiche CHE di gestione SIGNIFICATO HA? orientate a presidiare la STIMA A FINIRE della realizzazione dell opera (Tempi e Costi) sono coerenti con quelle utilizzate dagli AdvisorProf. delle Francesco BancheSponza DEVE ESSERE INTERPRETATO E COERENTE CON L ANDAMENTO DELLA COMMESSA NON DEVE ESSERE INTERPRETATTO E SUFFICIENTE LEGGERLO! 4344 MODELLO di CONTROLLO di COMMESSA integrato tra Contabilità Generale e Contabilità di Cantiere 2 1 Movimenti diretti CDC Paghe CDC Amm.ti Esempio di modello di controllo per imprese medie e piccole Cantiere 1 a N 3 CDC Magazzino 5 4 Azienda 4445 Esempio di Tool : Conto Economico di Commessa Esempio di strumento e modello di controllo per imprese medie e piccole CONTO ECONOMICO DI COMMESSA CON FUNZIONI DI RICERCA MOVIMENTO PER FORNITORE 4546 Esempio di Tool : Gestione a vita intera Esempio di strumento e modello di controllo per imprese medie e piccole IL PROGRAMMA E IN GRADO DI COMPARARE I VALORI ALLA DATA DI PREVENTIVO, ESEGUITO E CONSUNTIVO E DI CALCOLARE LE STIMA A FINIRE IN TERMINI DI TEMPI E DI COSTI E SFORZO/MESE PER ARRIVARE IN TEMPO 4647 Esempio di Tool : Curve ad S Esempio di strumento e modello di controllo per imprese medie e piccole IL PROGRAMMA GENERA AUTOMATICAMENTE IL REPORT GRAFICO CON LE CURVE A S 4748 Il Il metodo del COSTO SOSTENUTO INTEGRA il il controllo col METODO DELLE MISURAZIONI FISICHE MODELLO DI GESTIONE Stima a Finire Curve ad S Earned Value Costo ROPREVISIONE EFFICIENTE ALLA DATA VINCOLI TEMPI COSTI REQUISITI TECNICO- QUALITATIVI RISORSE OBIETTIVI DELLA COMMESSA DI COSTRUZIONE PROGETTO/ COMMESSA/ ATTIVITA CONSUNTIVO (BCWS) IMPEGNATO (ACWP) SCHEDULATO (PIANO) Impostare logiche di gestione orientate a presidiare la STIMA A FINIRE IN ITINERE della realizzazione dell opera (Tempi e Costi) con logiche coerenti con quelle utilizzate dagli Advisor delle Banche FINALE PREVISTO PRECONSUNTIVO (STIMA A FINIRE - MATURATO) DATA ATTUALE ESERCIZIO ESEGUITO (BCWP) VITA INTERA EFFICACIA ALLA DATA (EARNED) EFFICIENZA ALLA DATA TEMPO DI SVILUPPO COSTI DA DECIDERE DATA FINE PIANIFICATA (BAC) TOTALE PIANIFICAZIONE DI BUDGET) BAC DATA FINE PREVISTA EFFICIENZA FINALE PREVISTA COSTO SOSTENUTO : fucus su stima a finire del contratto e azioni correttive manageriali MISURAZIONI FISICHE : fucus su prezzi vantaggiosi/non remunerativi a supporto della focalizzazione a come agire per migliorare il margine 4849 MODELLO DI GESTIONE Stima a Finire Curve ad S - Earned Value Costo ROPREVISIONE EFFICIENTE ALLA DATA PROGETTO/ COMMESSA/ ATTIVITA PRECONSUNTIVO IMPEGNATO CONSUNTIVO (ACWP) FINALE PREVISTO (STIMA A FINIRE - MATURATO) COSTI DA DECIDERE (BAC) EFFICIENZA FINALE PREVISTA SCHEDULATO (PIANO) (BCWS) EFFICACIA ALLA DATA EFFICIENZA ALLA DATA TOTALE PIANIFICAZIONE DI BUDGET) BAC Impostare logiche di gestione orientate a presidiare la STIMA A FINIRE IN ITINERE della realizzazione dell opera (Tempi e Costi) con logiche coerenti con quelle utilizzate dagli Advisor delle Banche DATA ATTUALE ESERCIZIO ESEGUITO (BCWP) VITA INTERA (EARNED) TEMPO DI SVILUPPO DATA FINE PIANIFICATA DATA FINE PREVISTA tempo 4950 In sintesi Gli attori società di gestione e società di costruzioni sono partner non solo nella presentazione ma anche e soprattutto nella gestione del Project Financing NON SI POSSONO AUMENTARE I COSTI DI COSTRUZIONE O DI GESTIONE è necessario presidiare l impatto sull a finire COSTRUTTORE SOCIETA DI GESTIONE LE TECNICHE E METODOLOGIE GESTIONALI PRESENTATE SONO UN REQUISITO PER POTER COMPETERE miglioramento dei costi dei servizi erogati e gestione stima a finire tempi e costi P.A. SPONSOR BANCHE 5051 Indice 1-Caratteristiche del PJ/F : Attori, Ruoli e Rischi 2-La società di gestione 3-Le Banche 4-Il Costruttore 5-Il Percorso del Progetto: progettazione del PJ/F 6-Considerazioni dimensionali per il territorio 5152 Il Percorso Del Progetto Cronoprogramma - Project Financing Il Cronoprogramma e le fasi del supporto alla SPV I Servizi Specialistici di supporto 5253 Cronoprogramma - Project Financing 5354 le fasi del supporto alla SPV per la definizione del Progetto Preliminare Revisione del piano triannuale e del piano regolatore Propone/esegue privato- spv Approva Comune/regione Fare studio sintetico Società di di ingegneria Progettazione a) tecnico b) gestionale Prof Società F sponza di consulenza SPV, Comune Quando l opera è nel piano triannuale e prevede ad esempio un 25% di contributo privato il comune pubblica il bando di management Comune Entro il 28 aprile Entro il 28 ottobre Per importi superiori a euro è richiesta la presentazione del 1-progetto preliminare 2- piano economico finziario del business correlato all opera e le condizioni di percorribilità 3/4 convenzioni tra i soci spv(patti preliminari) 4 convenzione per la costituzione della S.P.V. e le convenzioni con comune Società Societàdi di ingegneria consulenza di management Prof F sponza Società di consulenza di management Prof F Sponza Studio Legale (team legale e per pj/f) Società & Partner di In consulenza Business Prof F Sponza di management (team legale per pj/f) Asseverazione bancaria Comune e consulenti comune 5455 I Servizi Specialistici di supporto Le fasi del progetto preliminare In particolare La Consulenza Gestionale Economico/Finanziaria e Legale fornisce un apporto di competenze per: -presentazione/costruzione della presentazione ai concessionari (coloro che dovranno gestire l opera) -stesura del piano di realizzazione ed attivazione dei business con relativa messa a regime -supporto alla stesura dei patti laterali -stesura di un rapporto a supporto della bancabilità -supporto al closing al contratto con le banche (merchant) -supporto e gestione dei revisori (advisor) della merchant -monitoraggio esecuzione opera vs costi di gestione e manutenzione a regime (tutela azionisti tutti) - supporto alla costituzione della impresa di gestione -supporto all avviamento e monitoraggio della messa a regime -certificazione del regime organizzativo ed economico finanziario -consulenze specifiche per il raggiungimento degli obiettivi prefissati (azioni di miglioramento:costi benefici tempo di ritorno) o perseguibili in miglioramento 5556 Indice 1-Caratteristiche del PJ/F : Attori, Ruoli e Rischi 2-La società di gestione 3-Le Banche 4-Il Costruttore 5-Il Percorso del Progetto: progettazione del PJ/F 6-Considerazioni dimensionali per il territorio 5657 Considerazioni : quali dimensioni e quale cultura per il territorio? il territorio presenta caratteristiche dimensionali e culturali specifiche in termini di : Dimensione comuni Dimensione opere servizi da gestire Dimensione aziende/imprese Dimensione banche Dimensione società di servizi di supporto alla SPV Dimensione della Società di gestione 5758 Considerazioni : quali dimensioni e quale cultura per il territorio? Lo studio comprensivo della progettazione vale il 2,5 %, Prassi portano al 1-1,5% l analisi dei business fino alla bancabilità La dimensione Piccola (1 Mil Euro) può diventare così un elemento critico perché non paga lo studio preliminare Peraltro la dimensione Medio-Piccola (5-15 Mil Euro) da PUNTO di DEBOLEZZA diventa un PUNTO di FORZA perché: 1. AGGREGA gli attori del territorio (P.A., imprese,..) 2. Favorisce la aggregazione di offerta in lotti congrui 3. Costituisce barriera all accesso alle imprese generali 4.. Punto di Forza Dal Territorio 58 IUAV ISTITUTO UNIVERSITARIO per il Territorio!! ARCHITETTURA VENEZIA59 Considerazioni sulle metolologie e COSTRUTTORE Competenze presentate SOCIETA DI GESTIONE P.A. SPONSOR BANCHE Le metodologie e metodiche, spesso NON presenti nel territorio per dimensione organizzativa sia di P.A. che di Imprese, consentono: 1. La presentazione del progetto asseverato 2. la gestione in itinere del rapporto tra impresa di costruzioni e società di gestione 3. Una valutazione congiunta dell impatto di imprevisti ed una stima a finire dell impatto delle azioni correttive sul Project 4. La gestione del rapporto con gli Advisor delle banche (merchant PIANIFICAZIONE RIPIANIFICAZ. STIMA A FINIRE se richiedono ridotte garanzie reali ai soci) ESECUZIONE ANALISI SCOSTAMENTI CONSUNTIVAZIONE A livello di società di gestione,costruzioni ed SPV 59 Documenti analoghi
I.T.C.S. PRIMO LEVI BOLLATE PROGRAMMA CONSUNTIVO a.s. 2014/2015 MATERIA Economia Aziendale CLASSE 5 SEZIONE: A Amm.Finanz.Mark. DOCENTE Antonio Barone ORE DI LEZIONE 8 Ore Settimanali STRUMENTI Con noi Dettagli PROJECT FINANCING Alla luce del terzo decreto correttivo al Decreto Legislativo 163/06. Bologna, 4 maggio 2009 Avv. Dover Scalera
PROJECT FINANCING Alla luce del terzo decreto correttivo al Decreto Legislativo 163/06 Bologna, 4 maggio 2009 Avv. Dover Scalera 1 NOZIONE Il Project Financing (PF) è un operazione di finanziamento tesa Dettagli Un team di professionisti esperti a fianco dell imprenditore nelle molteplici sfide dei mercati
Un team di professionisti esperti a fianco dell imprenditore nelle molteplici sfide dei mercati MECCANICA FINANZIARIA è una società ben strutturata, composta da un team altamente qualificato e dalla pluriennale Dettagli PPP e Pubblica Amministrazione profili operativi
DIPE Unità Tecnica Finanza di Progetto PPP e Pubblica Amministrazione profili operativi MASTER DIFFUSO Roma, 12-15 15 Maggio 2008 1 UTFP : Linee di attività L Unità Tecnica Finanza di Progetto (UTFP) è Dettagli Corso di alta formazione per imprenditori e manager del settore edile in gestione aziendale
Corso di alta formazione per imprenditori e manager del settore edile in gestione aziendale Il corso è progettato e strutturato per offrire la possibilità di aggiornare le competenze dell imprenditore Dettagli I titoli di credito. Caratteristiche. Le cambiali, Cambiale tratta e pagherò. Compilazione di tratte e pagherò.
Istituto tecnico economico statale Roberto Valturio A.s. 2014/15 Programma consuntivo di Economia aziendale Classe 2^ E Prof. Paolo Fabrizio Correggioli ARGOMENTI I CALCOLI FINANZIARI I rapporti di credito. Dettagli Applicazione delle metodologie di Project Management in ambito pubblico
Lesson learned esperienza di attivazione PMO Il Modello e i Processi a supporto Indice Il contesto di riferimento Il modello PMO ISS L integrazione nei processi Aziendali Lessons Learned Contesto di riferimento Dettagli Vi presentiamo la nuova soluzione applicativa dedicata alla. Produzione su commessa
Vi presentiamo la nuova soluzione applicativa dedicata alla Produzione su commessa GALILEO Produzione su Commessa. La soluzione applicativa si rivolge a quelle aziende del settore manifatturiero e/o impiantista Dettagli IL PROJECT MANAGEMENT Project Manager, gestione dei progetti, standard ISO 21500 e best practice
IL PROJECT MANAGEMENT Project Manager, gestione dei progetti, standard ISO 21500 e best practice CORSO DI ALTA FORMAZIONE 38 ORE IN AULA 8 Moduli Didattici Roma, dal 13 novembre al 5 dicembre 2015 Hotel Dettagli Earned Value e monitoring del progetto
IT Project Management Lezione 8 Earned Value Federica Spiga A.A. 2009-2010 1 Aspetti economico-finanziari (1) Costi C Fine progetto T Tempo La curva a S è chiamata baseline dei costi risultato dell aggregazione Dettagli Organizzazione dello studio professionale
Organizzazione dello studio professionale Roberto Spaggiari Attolini Spaggiari & Associati Studio Legale e Tributario Partner 2014 Pagina 1 Roberto Spaggiari Attolini Spaggiari & Associati Studio Legale Dettagli PIANO DI LAVORO DEL PROFESSORE
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE IRIS VERSARI - Cesano Maderno (M PIANO DI LAVORO DEL PROFESSORE Indirizzo: LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO Scienze Applicate LICEO TECNICO ISTITUTO TECNICO Dettagli Le slides, presentate da Paolo Cefarelli, componente del Nucleo di valutazione della Regione Campania, in occasione del seminario tecnico sulla
Le slides, presentate da Paolo Cefarelli, componente del Nucleo di valutazione della Regione Campania, in occasione del seminario tecnico sulla finanza di progetto, tenutosi a Roma l 8 aprile, descrivono Dettagli Finanza aziendale per non specialisti
Corso Formazione Obiettivo Finanza aziendale per non specialisti I fondamenti della finanza aziendale sono indispensabili per completare le competenze di ogni manager con responsabilità aziendali. Il corso Dettagli Dott. Giorgia Rosso Casanova g.rossoc@ec.unipi.it. Il Business Plan
Dott. Giorgia Rosso Casanova g.rossoc@ec.unipi.it Il Business Plan Che cos è il business plan Documento di pianificazione e comunicazione che analizza e descrive l idea imprenditoriale e ne consente una Dettagli e dei costi della logistica, su sportelli, filiali e uffici di direzione.
Sistemi di monitoraggio e controllo dei processi Sistemi di monitoraggio e controllo dei processi e dei costi della logistica, su sportelli, filiali e uffici di direzione. Interventi di Business Value Dettagli In momenti di incertezza e di instabilità
LA GESTIONE DELLA TESORERIA ALLA LUCE DELLA CRISI DEI MERCATI FINANZIARI In momenti di incertezza e di instabilità finanziaria il governo dei flussi di tesoreria assume una notevole importanza all interno Dettagli TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE CLASSE QUINTA articolazione AFM ECONOMIA AZIENDALE TOMO 1 MODULO 1 Comunicazione economico-finanziaria e socio-ambientale
TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE CLASSE QUINTA articolazione AFM ECONOMIA AZIENDALE TOMO 1 MODULO 1 Comunicazione economico-finanziaria e socio-ambientale Unità Competenze professionali Conoscenze Abilità Strumenti Dettagli A.S. 2014/2015 CLASSE 5 F SIA DISCIPLINA
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2014/2015 CLASSE 5 F SIA DISCIPLINA Economia Aziendale DOCENTE Rezzonico Isabella MODULO E/O UNITA DIDATTICA CONTABILITÀ GENERALE BILANCI AZIENDALI E REVISIONE LEGALE DEI CONTI CONTENUTI Dettagli Il catalogo MANAGEMENT Si rivolge a: Imprenditori con responsabilità diretta. Quadri sulla gestione
6 Il catalogo MANAGEMENT Si rivolge a: Imprenditori con responsabilità diretta Quadri sulla gestione Impiegati con responsabilità direttive Dirigenti di imprese private e organizzazioni pubbliche, interessati Dettagli Entriamo in azienda oggi 3 Tomo 2
RiViSTA PIANO DI LAVORO Eugenio Astolfi, Lucia Barale & Giovanna Ricci Entriamo in azienda oggi 3 Tomo 2 Tramontana Di seguito presentiamo il Piano di lavoro tratto dai materiali digitali per il docente Dettagli UN CASO AZIENDALE CASI AZIENDALI: N 00103/2008. Value Management System Un caso aziendale. Pagina n 1 Pagine totali 7
Pagina n 1 CASI AZIENDALI: N 00103/2008 UN CASO AZIENDALE SETTORE: COMMERCIO FORMA GIURIDICA: SNC PROBLEMA: SITUAZIONE DI INDEBITAMENTO FINANZIARIO OBIETTIVO: RIORGANIZZAZIONE SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO Dettagli 1. STRUTTURA, CLASSIFICAZIONI E CONFIGURAZIONI DEI COSTI
INTRODUZIONE 1. La visione d impresa e il ruolo del management...17 2. Il management imprenditoriale e l imprenditore manager...19 3. Il management: gestione delle risorse, leadership e stile di direzione...21 Dettagli ACCELERARE LO SVILUPPO
ACCELERARE LO SVILUPPO Metodi e strumenti operativi per il sostegno e lo sviluppo d impresa Novembre - Dicembre 2012 Il percorso si pone l obiettivo di fornire una formazione tecnica di alto livello, di Dettagli REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI BUDGET E DEL CONTROLLO DIREZIONALE
REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI E DEL CONTROLLO DIREZIONALE INDICE 1. Inquadramento 1 2. Budget: definizione 2 3. Budget: finalità 2 4. Budget: struttura 2 4.1 Centri di tà () 2 4.1.1 Centri di Attività (CdA) Dettagli Il Piano Industriale
LE CARATTERISTICHE DEL PIANO INDUSTRIALE 1.1. Definizione e obiettivi del piano industriale 1.2. Requisiti del piano industriale 1.3. I contenuti del piano industriale 1.3.1. La strategia realizzata e Dettagli Il sistema informativo aziendale
Il sistema informativo aziendale insieme delle attività connesse alla raccolta, analisi e rappresentazione delle informazioni interne ed esterne all'azienda dati indispensabili per poter valutare lo stato Dettagli Project Financing. Caratteristiche generali ed aspetti economico-finanziari. Lecce 2 ottobre 2003. Sommario degli argomenti
Project Financing Caratteristiche generali ed aspetti economico-finanziari Lecce 2 ottobre 2003 A cura del Dott. Massimo Leone Sommario degli argomenti 1. Introduzione al project financing 2. Il project Dettagli I recenti interventi normativi per le infrastrutture: la Finanza di Progetto applicata ad un autostrada. Ilaria Bramezza
I recenti interventi normativi per le infrastrutture: la Finanza di Progetto applicata ad un autostrada Ilaria Bramezza 1. Il project financing Il project financing è una tecnica per la realizzazione di Dettagli THE ART OF BUSINESS PLANNING
THE ART OF BUSINESS PLANNING La presentazione dei dati: realizzazione e presentazione di un Business Plan Francesca Perrone - Head of Territorial & Sectorial Development Plans Giusy Stanziola - Territorial Dettagli Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca
Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE ABBA - BALLINI Via Tirandi n. 3-25128 BRESCIA www.abba-ballini.gov.it tel. 030/307332-393363 - fax 030/303379 Dettagli SCHEDULAZIONI RIEPILOGATIVE E CONFRONTO DI: - FASI E ATTIVITA' DEL WBS; - PRODOTTI; - COMPITI; - RISORSE PROFESSIONALI; - EFFORT.
Cod. Figure professionali q.tà gg.uu. Riepilogo di Progetto 1.092 SCHEDULAZIONI RIEPILOGATIVE E CONFRONTO DI: - FASI E ATTIVITA' DEL WBS; - PRODOTTI; - COMPITI; - RISORSE PROFESSIONALI; - EFFORT. 001 Comitato Dettagli UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO. Corso di Economia e Organizzazione Aziendale (Edile)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell Informazione e della Produzione Corso di (Edile) Prof.ssa Maria Sole Brioschi Il (non) controllo dei costi di una commessa Dettagli CAP04 Gestione del Processo di Consulenza Tecnica
CAP04 Gestione del Processo di Consulenza Tecnica 1 di 7 INDICE 1 Pianificazione della realizzazione del prodotto... 2 2 Processi relativi al cliente... 2 2.1 Analisi dei bisogni, determinazione dei requisiti Dettagli Il Progetto e il Project Management
Il Progetto e il Project Management Metodologie di Specifica del Software Per contattare il docente Dr. Anna Rita Laurenzi email: annarita.laurenzi@insiel.it cell.+39 3356368206 Agenda Progetto e Project Dettagli Enti e Aziende del SSN
Allegato A Enti e Aziende del SSN PERCORSI ATTUATIVI DELLA CERTIFICABILITA Ministero della Salute Ministero dell Economia e delle Finanze 48 1. Premessa Ai sensi di quanto disposto dall articolo 2 del Dettagli SEZIONE A - INFORMAZIONI SULL INVESTIMENTO
ALLEGATO 5 - Pag. 1 di 9 Per le imprese di nuova costituzione (ovvero quelle costituite o che hanno avviato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione al Fondo di Garanzia Dettagli RELAZIONE TRASPARENZA. Pubblicata ai sensi dell art. 18 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39
RELAZIONE DI TRASPARENZA Per l esercizio al 31 dicembre 2014 Pubblicata ai sensi dell art. 18 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 INDICE 1. Forma giuridica, struttura proprietaria e di governo 2. Rete di Dettagli Tecnica finanziaria fondata sul principio secondo il quale una specifica iniziativa economica viene valutata principalmente per le sue capacità di
GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE IL PROJECT FINANCING La finanza di progetto Tecnica finanziaria fondata sul principio secondo il quale una specifica iniziativa economica viene valutata principalmente Dettagli Forum APB Milano, 4 Aprile 2006
Contenuti, logiche ed effetti di Basilea 2 sulle PMI Le informazioni qualitative rilevanti ai fini del rating qualitativo: il controllo di gestione aziendale come elemento importante dei dati qualitativi Dettagli Corso di Gestione dell Informazione Aziendale prof. Stefano Pedrini. Reporting direzionale GIA-L05
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO Corso di Gestione dell Informazione Aziendale prof. Stefano Pedrini Reporting direzionale GIA-L05 Indice Definizione del sistema di reporting direzionale Obiettivi di Dettagli Sviluppo e Gestione di Progetti. Primo modulo: Introduzione al PM. Filippo Ghiraldo - Sviluppo e Gestione di Progetti per Informatici
Università di Padova - e Gestione di Progetti Primo modulo: Introduzione al PM docente: Filippo Ghiraldo filippo.ghiraldo@unipd.it Progetti e loro ciclo di vita Esempi Materiale didattico sottoposto a Dettagli PROJECT EVALUATION & MANAGEMENT
L' della in collaborazione con l Associazione Ingegneri della e KWANTIS organizza il seguente CORSO DI AGGIORNAMENTO: PROJECT EVALUATION & MANAGEMENT MODULO UNICO DI 24 ORE 21-28 Ottobre 2015 e 3 Novembre Dettagli dalla natura l energia per la vita
dalla natura l energia per la vita dalla natura l energia per la vita È racchiusa in questa frase l identità di Ciesse Energia. Poche parole per definire un azienda convinta che progresso e sviluppo, in Dettagli ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI E PERIFERIE, DIPARTIMENTO POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE U.O. AUTOPROMOZIONE SOCIALE
ALLEGATO A ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI E PERIFERIE, DIPARTIMENTO POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE U.O. AUTOPROMOZIONE SOCIALE ACCESSO ALL INCUBATORE DI IMPRESE START FORMULARIO DI PRESENTAZIONE Dettagli IL PROCESSO DI QUOTAZIONE DI BORSA: UN PERCORSO AD OSTACOLI MERCATI, ATTORI, TEMPISTICA, COMUNICAZIONE di Giovanni Pelonghini
IL PROCESSO DI QUOTAZIONE DI BORSA: UN PERCORSO AD OSTACOLI MERCATI, ATTORI, TEMPISTICA, COMUNICAZIONE di Giovanni Pelonghini 1 DECIDERE DI QUOTARSI LA DECISIONE DI QUOTARSI RAPPRESENTA UNA SCELTTA STRATEGICA Dettagli PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE CLASSE: 1 A AFM A.S 2014/2015
DOCENTE: Prof.ssa MARISA SARTORIO PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE CLASSE: 1 A AFM A.S 2014/2015 Strumenti matematici utilizzabili in Economia Aziendale Le principali relazioni tra grandezze Le proporzioni Dettagli L attività d investimento nel capitale di rischio
Ciclo di seminari sulla finanza d impresa L attività d investimento nel capitale di rischio Finalità e strategie operative Massimo Leone INVESTIMENTO ISTITUZIONALE NEL CAPITALE DI RISCHIO Apporto di risorse Dettagli Corso di Programmazione e Controllo SEDE DI FANO
Corso di Programmazione e Controllo SEDE DI FANO Docente: Selena Aureli LEZIONE 4 1 Le esigenze di cambiamento LA TRADIZIONALE STRUMENTAZIONE E LE METODOLOGIE DEL CONTROLLO si contraddistinguono per: Focalizzazione Dettagli Il Piano Industriale
Il Piano Industriale Università degli Studi di Palermo Palermo, 9 giugno 2011 Raffaele Mazzeo Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed esperti contabili Indice FASE n. 1 - Presentazione del progetto Dettagli I piani economico-finanziari per il risanamento aziendale. Andrea Lionzo Professore Associato Economia aziendale Università degli Studi di Verona
I piani economico-finanziari per il risanamento aziendale Andrea Lionzo Professore Associato Economia aziendale Università degli Studi di Verona 1. 2. 3. 4. 5. La logica e i contenuti del Piano Le assumptions Dettagli Servizi e soluzioni in outsourcing, elaborazione dati, data entry per le PMI
Siamo ancora in tempo Questo è l anno in cui lo scenario competitivo nel quale si muovono le PMI italiane è difficile come non mai in passato. L affiancamento di un Partner qualificato qual è implica per Dettagli Dirigere con successo un impresa del settore edile. Corso executive di alta formazione in gestione aziendale
Dirigere con successo un impresa del settore edile Corso executive di alta formazione in gestione aziendale ITALSOFT GROUP per la formazione degli imprenditori del settore edile Il settore dell edilizia Dettagli Studio Coluccia Rossetti Dottori Commercialisti e Revisori contabili
Modulo 0 Aree nelle quali operiamo Contrattualistica Internazionale Contabilità Generale Analitica Consulenza Tributaria Fiscale Certificazioni Processi Prodotti Perizie Giurate Organizzazione Produttiva Dettagli CONTRIBUTI PER PROGETTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO PROGETTO FINANZIAMENTI ALLE PICCOLE IMPRESE IN PERIFERIA 2012
ALLEGATO C DIPARTIMENTO POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE U.O. Autopromozione Sociale CONTRIBUTI PER PROGETTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO PROGETTO FINANZIAMENTI ALLE PICCOLE Dettagli ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE BERNALDA-FERRANDINA
ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE BERNALDA-FERRANDINA PRESIDENZA: BERNALDA (MT) Via Schwartz, s.n. 75012 - Tel./Fax: 0835-549136 FERRANDINA (MT) Via Lanzillotti s.n. - 75013 0835-556009 0835 554832 Programma Dettagli Koinè Consulting. Profilo aziendale
Koinè Consulting Profilo aziendale Koinè Consulting è una società cooperativa a responsabilità limitata che svolge attività di consulenza e servizi alle imprese, avvalendosi di competenze interne in materia Dettagli PROGRAMMA SVOLTO CLASSE II R
1 CLASSE II R U.D. I credito e i relativi calcoli finanziari - I finanziamenti dell attività economica - Remunerazione del credito: l interesse - Compenso per l anticipata riscossione di un credito: lo Dettagli Direttore Operativo. Compiti e responsabilità :
Direttore Operativo Il Direttore Operativo ha la responsabilità di assicurare lo sviluppo e la continuità dei servizi ambientali di raccolta e smaltimento rifiuti nel contesto territoriale di competenza, Dettagli AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO
23.12.2104 ORDINE DI SERVIZIO n. 33/14 AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO Con riferimento all Ordine di Servizio n. 26 del 19.11.2014, si provvede a definire l articolazione della funzione AMMINISTRAZIONE, Dettagli Executive Program Finanza aziendale e Controllo di Gestione (IV edizione)
Executive Program Finanza aziendale e Controllo di Gestione (IV edizione) OBIETTIVI E COMPETENZE La finanza aziendale sta diventando sempre di più uno strumento fondamentale per la crescita delle imprese, Dettagli La Gestione del Credito in. Banca. La gestione del credito in banca. dott. Antonio Popolla Componente cda Banca di Credito Cooperativo di Napoli
La Gestione del Credito in La gestione del credito in banca Banca dott. Antonio Popolla Componente cda Banca di Credito Cooperativo di Napoli LE FUNZIONI DI UNA BANCA Funzione creditizia Intermediare tra Dettagli SIGIC - Sistema Informativo Gestione Imprese di Costruzioni Un software gestionale integrato: la mossa giusta per la tua impresa
SIGIC - Sistema Informativo Gestione Imprese di Costruzioni Un software gestionale integrato: la mossa giusta per la tua impresa In 30 di esperienza sul campo maturata grazie alla stretta collaborazione Dettagli Emanuele Scarnati. Responsabile Direzione Corporate Finance. PPP: il focus dei finanziatori secondo logiche project finance Firenze, 17 aprile 2014
Emanuele Scarnati Responsabile Direzione Corporate Finance PPP: il focus dei finanziatori secondo logiche project finance Firenze, 17 aprile 2014 Generalità sul Project Financing Punti di attenzione e Dettagli BUSINESS PLAN APPROFONDIMENTO
BUSINESS PLAN APPROFONDIMENTO IL BUSINESS PLAN CHE SEGUE PRESENTE IN INTERNET E STATO ELABORATO DA FINANCIAL ADVISOR BUSINESS APPROFONDIMENTO Cessione BANCHE IL BUSINESS PLAN: Come sintetizzare in un documento Dettagli Emanuele Scarnati. Responsabile Direzione Corporate Finance. Piano di Sviluppo delle città e Project Financing. Palermo, 19 aprile 2013
Emanuele Scarnati Responsabile Direzione Corporate Finance Piano di Sviluppo delle città e Project Financing Palermo, 19 aprile 2013 Generalità sul Project Financing Punti di attenzione e opportunità 2 Dettagli (traccia di business plan da allegare alla domanda in duplice copia e possibilmente senza spillature)
Modello A (traccia di business plan da allegare alla domanda in duplice copia e possibilmente senza spillature) Ragione sociale dell impresa o Titolo del progetto imprenditoriale BUSINESS PLAN per l accesso Dettagli Costituzione dell azienda
START UP E PMI INNOVATIVE - DALL IDEA ALL IMPRESA: SVILUPPO E STRUMENTI NORMATIVI I vantaggi, le agevolazioni fiscali, i finanziamenti regionali Costituzione dell azienda Giovedì 26 novembre 2015 Gli Step Dettagli LA BANCABILITA DEI PROGETTI DI SVILUPPO DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E LE OPPORTUNITA PER LE AZIENDE.
International Solar Energy Society FONTI RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA. LE PROSPETTIVE PER LE AZIENDE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI. Roma, 10 dicembre 2010 LA BANCABILITA DEI PROGETTI DI SVILUPPO Dettagli 5.1. LA STRUTTURA DEL MASTER BUDGET: BUDGET OPERATIVI, FINANZIARI E DEGLI INVESTIMENTI
5.1. LA STRUTTURA DEL MASTER BUDGET: BUDGET OPERATIVI, FINANZIARI E DEGLI INVESTIMENTI Master Budget: insieme coordinato e coerente dei budget operativi, finanziari e degli investimenti è rappresentato Dettagli PSA. Dynamics. Project & Service Administration. www.pdcitaly.com
PSA Project & Service Administration La soluzione verticale certificata per Microsoft Dynamics NAV per il Project Management integrato. PSA offre all azienda trasparenza e flessibilità in tutte le fasi Dettagli Business Design Strategia Organizzazione Controllo di Gestione
Lo studio Ronchi & Partners opera nella consulenza di strategia d'impresa con particolare attenzione al settore industriale ad alto contenuto di innovazione. Specializzato in interventi strategici ed operativi Dettagli Proposte formative CHANGE MANAGEMENT MANAGEMENT DELLE RISORSE UMANE GESTIONE EFFICACE DEL TEMPO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NELLA PMI
Proposte formative Un team di esperti in progettazione formativa è a disposizione per lo sviluppo di soluzioni personalizzate e la realizzazione di percorsi costruiti intorno alle esigenze di ciascuna Dettagli Gestione dei progetti urbani e infrastrutturali attraverso il PPP
Corso di valutazione economica del progetto Clamarch a.a. 2013/14 Gestione dei progetti urbani e infrastrutturali attraverso il PPP Docenti Collaboratori prof. Stefano Stanghellini stefano.stanghellini@iuav.it Dettagli IMPOSTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO
Minimaster in PROJECT MANAGEMENT IMPOSTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO Giovanni Francesco Salamone Corso Professionale di Project Management secondo la metodologia IPMA (Ipma Competence Baseline) Dettagli FORMULARIO E GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI DI POTENZIAMENTO
ALLEGATO 3 POR SARDEGNA 2000-2006 MISURA 4.2 P.A. PER L IMPRESA: ANIMAZIONE, SERVIZI REALI, SEMPLIFICAZIONE, INFRASTRUTTURAZIONE SELETTIVA AZIONE 4.2.B SERVIZI REALI ALLE PMI PROGRAMMA SERVIZI PER IL POTENZIAMENTO Dettagli Prefazione. Parte I Informazioni preliminari 1. Capitolo 1 Introduzione 3
Prefazione IX Parte I Informazioni preliminari 1 Capitolo 1 Introduzione 3 Immaginate.................................................... 3 Contenuto del libro.............................................. Dettagli Consip SpA. La PA e il Mercato: l acquisto di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione. Dott. Domenico Casalino, Amministratore Delegato
Consip SpA La PA e il Mercato: l acquisto di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione Dott. Domenico Casalino, Amministratore Delegato Bologna, 19 ottobre 2012 1 Outline Attuale assetto del Dettagli rendiconto economico 2
rendiconto economico 034 rendiconto economico 2 In questa sezione del bilancio sociale Finpiemonte rappresenta, attraverso appositi prospetti, la dimensione economica e monetaria della gestione, secondo Dettagli TENUTA DELLA CONTABILITÀ ORDINARIA E SEMPLIFICATA. La contabilità attiene alla predisposizione degli strumenti opportuni, soprattutto di
TENUTA DELLA CONTABILITÀ ORDINARIA E SEMPLIFICATA La contabilità attiene alla predisposizione degli strumenti opportuni, soprattutto di carattere informatico, per poter rilevare i fatti aziendali e quindi Dettagli Corso Base di Project Management 3 giorni (21 ore)
Corso Base di Project Management 3 giorni (21 ore) Mettere in grado i partecipanti di acquisire la conoscenza della disciplina del project management affinchè essi possano successivamente affrontare e Dettagli Bilancio, Finanza & Budget
Bilancio, Finanza & Budget Modulo 1 Analisi di bilancio Guida all analisi e alla interpretazione della struttura economica, finanziaria e patrimoniale d impresa alla luce di Basilea 2 Il corso Attraverso Dettagli PMO: così fanno le grandi aziende
PMO: così fanno le grandi aziende Tutte le grandi aziende hanno al loro interno un PMO - Project Management Office che si occupa di coordinare tutti i progetti e i programmi aziendali. In Italia il project Dettagli Informazioni Chiave per fare scelte consapevoli
Informazioni Chiave per fare scelte consapevoli Il controllo di gestione per costruire il sistema delle informazioni chiave: metodologie e risvolti operativi nella realtà delle PMI RELATORI Dott.ssa Mariella Dettagli Fondo i3-core VADEMECUM per gli investimenti Executive Summary
Fondo i3-core VADEMECUM per gli investimenti Executive Summary Potenza, 17 marzo 2015 INVIMIT SGR: contesto di riferimento L art. 33, co. 1, del Dl 98/2011 ha previsto la costituzione di una SGR per attuare Dettagli INTERNAL AUDIT. Rapporto di Audit Conclusivo anni 2012-2013. Roma, Novembre 2013
INTERNAL AUDIT Rapporto di Audit Conclusivo anni 2012-2013 Roma, Novembre 2013 2 Premesse Il presente documento risponde all esigenza di dare adeguata informazione al vertice aziendale sulle attività svolte Dettagli BASILEA II. Il ruolo del Dottore Commercialista consulente d impresa. Milano, 12 maggio 2004
BASILEA II Il ruolo del Dottore Commercialista consulente d impresa Relatore: Aldo Camagni Presidente commissione finanza, controllo di gestione e contabilità d impresa dell Ordine dei Dottori Commercialisti Dettagli Esempio di check list per la gestione di un progetto. nel settore dello spettacolo dal vivo LUCIO ARGANO
Lucio Argano Esempio di check list nella gestione di progetti di spettacolo 1 LUCIO ARGANO Esempio di check list per la gestione di un progetto nel settore dello spettacolo dal vivo sintesi da L.Argano Dettagli PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE NELL ATTIVITA DI ACCONCIATORE
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE NELL ATTIVITA DI ACCONCIATORE Pisa 16 marzo 2014 Pisa 16 marzo 2014 1 VALUTAZIONE-CONFRONTO RISULTATI DI DUE AZIENDE: Impresa A Impresa B CAPITALE INVESTITO 50 100 Dettagli MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 10
MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 10 INDICE IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ Requisiti generali Responsabilità Struttura del sistema documentale e requisiti relativi alla documentazione Struttura dei Dettagli Corso semestrale di Analisi e Contabilità dei Costi
Corso semestrale di Analisi e Contabilità dei Costi Il target costing Che cosa è il target costing. In prima analisi. E un metodo di calcolo dei costi, utilizzato in fase di progettazione di nuovi prodotti, Dettagli Intesa Spa Ottobre 2015
Intesa Spa Ottobre 2015 INDICE DEI CONTENUTI 3 5 6 7 12 13 14 16 17 18 19 20 INDUSTRY TREND & DYNAMIC ESIGENZE DI BUSINESS OVERVIEW DELLA SOLUZIONE CONFIGURAZIONE DELLA SOLUZIONE BUSINESS E TECHNICAL DRIVER Dettagli FORMULARIO DI PRESENTAZIONE PROGETTO
ALLEGATO C COMUNE DI ROMA 9. DIPARTIMENTO POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE U.O. Autopromozione Sociale Art. 14 Legge 266/97 CONTRIBUTI PER PROGETTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO Dettagli Relazione integrata sull attività dell Internal Audit, dell Organismo di Vigilanza e Quality Management
Relazione integrata sull attività dell Internal Audit, dell Organismo di Vigilanza e Quality Management Voce Controllo del Documento Informazioni Documento Informazione Identificativo documento DIR-IA Dettagli Come ti controllo l azienda
Comprensione e valutazione Come ti controllo l azienda Le procedure di controllo possono essere uno strumento di potere notevole per il management interno all azienda soprattutto in tempo di automatizzazione Dettagli ESSERE O APPARIRE. Le assicurazioni nell immaginario giovanile
ESSERE O APPARIRE Le assicurazioni nell immaginario giovanile Agenda_ INTRODUZIONE AL SETTORE ASSICURATIVO La Compagnia di Assicurazioni Il ciclo produttivo Chi gestisce tutto questo Le opportunità di Dettagli Economia Aziendale. L analisi dei costi
Economia Aziendale L analisi dei costi Roma, 03 novembre 2014 Dott.ssa Sabrina Ricco 1 Tematiche La contabilità generale e la contabilità analitica I costi aziendali: i costi fissi e i costi variabili Dettagli Linee Guida per la redazione del Piano economico-finanziario
Linee Guida per la redazione del Piano economico-finanziario LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO Con la presente nota l Amministrazione Comunale fornisce alcune linee guida per Dettagli CARTA SERVIZI AZIENDA CONSULENZA E SERVIZI IGIENE AMBIENTALE
CARTA SERVIZI AZIENDA CONSULENZA E SERVIZI IGIENE AMBIENTALE Molteplici soluzioni, un unico interlocutore. Flessibilità, disponibilità, sicurezza, competenza. Offriamo servizi diversi ai medesimi standard Dettagli 2017 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back

References: Art. 37
 Art. 19
 articolo 2
 art. 18
 art. 18
 art. 33
 Art. 14