Source: http://docplayer.cz/1693803-Vysoke-uceni-technicke-v-brne-brno-university-of-technology.html
Timestamp: 2016-10-24 09:25:36+00:00

Document:
1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION MANAGEMENT REALIZACE SPODNÍ STAVBY BYTOVÉHO DOMU VE ZNOJMĚ REALIZATION OF THE SUBSTRUCTURE OF RESIDENTIAL BUILDING IN ZNOJMO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR TOMÁŠ KOUSAL Ing. MARTIN MOHAPL, Ph.D. BRNO 20152 3 4 5 Abstrakt Obsahem bakalářské práce je řešení technologické etapy spodní stavby bytového domu ve Znojmě. Budova je založena na velkoprůměrových vrtaných pilotách, které navazují na základovou desku. V místech vyššího zatížení jsou na pilotách navrženy roznášecí hlavice. Projekt obsahuje technologické předpisy pro provádění zemních prací, vrtaných pilot a základové desky. K předpisům jsou vypracovány kontrolní a zkušební plány, strojní sestava a rozpočet. Bakalářská práce dále řeší zařízení staveniště, časové plánování, dopravní situaci a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Klíčová slova Spodní stavba, zemní práce, velkoprůměrové vrtané piloty, základová deska, kontrolní a zkušební plán, časový harmonogram, rozpočet, strojní sestava, zařízení staveniště, bezpečnost práce. Abstract The content of the bachelor thesis is a conception of a technological stage of the substructure of residential building in Znojmo. The building is built on a large diameter bored piles which are connected to a slab foundation. In the places of a higher load, there are projected foundation pads. The project includes technological regulations for earthwork, bored piles and slab foundation. Furthermore, the thesis covers topics of inspection and check plan, mechanical assembly and budget. The thesis also deals with building site equipment, shedule, block plan and work safety. Keywords Substructure, earthwork, large diameter bored piles, slab foundation, inspection and test plan, shedule, budget, mechanical assembly, building site equipment, work safety6 Bibliografická citace VŠKP KOUSAL, Tomáš. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě. Brno, s., 15 s. příl. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Ing. Martin Mohapl, Ph.D.7 8 9 10 Poděkování Děkuji panu Ing. Martinu Mohaplovi Ph.D., vedoucímu bakalářské práce za odborné konzultace a poznámky ke zpracování práce. Dále bych chtěl poděkovat panu Ing. Stanislavu Hahnovi za poskytnutí projektové dokumentace a firmě FUNDOS spol. s.r.o. za souhlas s jejím využitím. V neposlední řadě bych rád poděkoval své rodině, která mě během celého studia podporovala. 1011 OBSAH 1 Technická zpráva se zaměřením na spodní stavbu Situace se širšími dopravními vztahy Výkaz výměr Technologické předpisy 4.1 Technologický předpis zemní práce Technologický předpis vrtané piloty Technologický předpis základová deska a šachta Technická zpráva zařízení staveniště Návrh strojní sestavy Kontrolní a zkušební plán Bezpečnost práce Jiná zadání: Založení objektu na pilotách Závěr Seznam použité literatury Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam zkratek Seznam příloh12 ÚVOD Bakalářská práce se zaměřuje na realizaci spodní stavby bytového domu ve Znojmě. Jejím předmětem je první etapa tohoto objektu. Druhá etapa výstavby prozatím nebyla schválena, a proto s ní v projektu dále nepočítám. V této práci je zpracován stavebně technologický projekt, který se zaměřuje na provádění zemních prací, pilotového založení objektu a základové desky včetně níže položené výtahové šachty. Pro tyto části jsou zpracované technologické předpisy, kontrolní a zkušební plány, položkový rozpočet, bezpečnost práce, časový plán a strojní sestava. Součástí bakalářské práce je grafické řešení organizace výstavby ve formě výkresové dokumentace zařízení staveniště, situace stavby, situace širších vztahů a také postup při provádění vrtaných pilot. Cílem práce je navrhnout kvalitní stavebně technologický projekt, který vyřeší postup prací a také problematiku logistiky, vyplývající z polohy staveniště nacházející se v centru města Znojma. 1213 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION MANAGEMENT 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA SE ZAMĚŘENÍM NA SPODNÍ STAVBU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR TOMÁŠ KOUSAL Ing. MARTIN MOHAPL, Ph.D. BRNO14 Technická zpráva se zaměřením na spodní stavbu Kapitola 1 OBSAH: 1. Popis území stavby Celkový popis stavby Připojení na technickou infrastrukturu Dopravní řešení Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana Ochrana obyvatelstva Zásady organizace výstavby Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 1415 Technická zpráva se zaměřením na spodní stavbu Kapitola 1 1. Popis území stavby a) Charakteristika stavebního pozemku, Pozemek se nachází v centru města Znojma, na ulici. Pozemek pro stavbu je vymezen z jihozápadní strany ulicí Jarošovou, ze severovýchodní strany ulicí Palliardiho, ze severozápadní strany ulicí Kosmákova a z jihovýchodní strany obchodním domem Kaufland (viz výkres č. 1 Situace). Pozemek je mírně svažitý k severovýchodu. b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), Projektování stavebních prací bylo uskutečněno na základě IGP průzkumu Kaufland Jarošova a Rozšíření IGP Kaufland Jarošova, Znojmo na územní staveniště profilováno RNDr. Libuší Písaříčkovou v červnu Z těchto průzkumů bylo vycházeno při návrhu hlubinného zakládání. Na základě provedených průzkumů a hydrogeologické struktury lze konstatovat, že staveniště nevykazuje žádné anomálie. c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma, Dokumentace respektuje stávající ochranná i bezpečností pásma a tato pásma nebudou ovlivněny novou výstavbou. d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., Stavební pozemek se nachází mimo záplavové území a mimo poddolované uzemí. e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, Pro účely stavby bude využíván pouze pozemek majitele pozemku. Stavba bude prováděna tak, aby nebyla dotčena práva majitelů sousedních pozemků a případné negativní vlivy při provádění (hlučnost, prašnost, ap.) byly eliminovány. Stávající okolní stavby a pozemky budou zdokumentovány, jejich stav bude průběžně kontrolován. Odtokové poměry v území jsou popsány v SO 07 Venkovní kanalizace. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 1516 Technická zpráva se zaměřením na spodní stavbu Kapitola 1 f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, Pozemek není třeba asanovat. Na pozemku se nenachází žádné stavby. Příprava území je popsána v původní dokumentaci SO 01 Příprava území. g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), Nejsou. h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu), Vlastní staveniště se nachází mimo trasy inženýrských sítí. Stavba je situována mimo trasy a respektuje ochranná pásma. Nejsou třeba přeložky inženýrských sítí. Stavbu je možné napojit na dopravní a technickou infrastrukturu. i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. Etapizace výstavby bude rozdělena podle jednotlivých stavebních objektů. Etapizace je navržena tak, aby na sebe jednotlivé stavební objekty či části plynule navazovaly. Obecně a z časového hlediska lze stavební záměr rozdělit na následující etapy výstavby: příprava území a staveniště - převzetí staveniště, sondování, síť vytyčovacích bodů a vytyčovací práce (vytyčení stávajících inženýrských sítí, vytyčení základních geodetických bodů potřebných pro orientaci v terénu a vyznačení základních hranic výstavby) hrubé terénní úpravy a zemní práce realizace pilotového založení objektu realizace základových konstrukcí realizace dalších konstrukcí (nosné a střešní konstrukce, vnitřní rozvody technického zařízení budov, dopojení přípojek na inženýrské sítě a dokončení objektů inženýrských sítí a vedení, ostatní stavební práce v rámci dispozičního členění objektu, dokončovací práce, zkoušky a kontroly technologických celků) venkovní úpravy - chodníky a zpevněné plochy, oplocení pozemku sadové úpravy (výsadba keřů a dřevin, ohumusování zelených ploch, hnojení, osetí travním semenem), venkovní a parkové úpravy (lavičky, odpadkové koše apod.) Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 1617 Technická zpráva se zaměřením na spodní stavbu Kapitola 1 průběžná ekologická likvidace všech odpadů vzniklých při stavebních pracích v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek. 2. Celkový popis stavby 2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek, Účel užívání stavby je zaměřen na trvalé bydlení a další doplňkové funkce bydlení (odstavovaní osobních aut, parkování osobních aut, uskladnění předmětů atd.). 1.NP a 2.NP je převážně vyhrazeno pro obchodní účely. Základní kapacity: V podzemním podlaží se nachází 12 parkovacích stání, 11 sklepních kojí, technická místnost pro VZT a komunikační prostory. V prvním nadzemním podlaží se nachází dvě samostatné obchodní jednotky včetně zázemí, komunikační prostory. V druhém nadzemním podlaží se nachází obchodní prostor včetně zázemí. V nadzemním podlaží se nachází bytové jednotky: 11* 1+kk, 2* 2+kk, 4* 3+kk, 4* 4+kk. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení, a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, Navržená novostavba bytového domu je umístěna na ulici Kosmákova, parcelách č. 2092/1, 2092/18, 5413, 5415/1, k.ú. Znojmo město. Objekt bytového domu je situován v obytné zóně města Znojma. Podélná osa objektu (severozápad jihovýchod) je kolmá k ose ulice Jarošova. Příjezd do podzemních garáží je navržen z jihovýchodní strany z příjezdové komunikace k obchodnímu domu Kaufland, ostatní parkovací plochy jsou navrženy podél ulice Kosmákova. Přístup vlastníků bytů je umožněn ze severovýchodní strany objektu. Z této strany je navržen přejezdný chodník, který bude sloužit i pro zásobování obchodů. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 1718 Technická zpráva se zaměřením na spodní stavbu Kapitola 1 b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. Půdorys objektu bytového domu je ve tvaru obdélníku. Budova je sedmipodlažní s jedním podzemním podlažím a šesti nadzemními podlažími. První podzemní podlaží slouží k parkování dvanácti osobních aut. První a druhé nadzemní patro slouží převážně jako prostor pro obchod. Třetí až šesté patro slouží pro bytové jednotky. Architektonické pojetí objektu bytového domu s plochou střechou navazuje na vedlejší bytové domy na ulici Jarošova. Fasáda bytového domu bude převážně bíle barvy. Průčelní stěna domu je členěna nesymetricky rozmístěnými balkony v šedé barvě. Kvůli barevnému odlišení je rovněž meziokenní zdivo navrženo v šedé barvě. Levý i pravý štít je rovněž rozčleněn pomocí nesymetricky umístěných oken a balkonů. Objekt je z architektonického hlediska navržen tak, aby hmota domu byla rozčleněna do menších celků a dům tak celkově působil menším dojmem. Dominantu průčelí a štítových stěn domu tvoří nesymetricky uspořádané balkony. Dalším významným prvkem celé stavby je poslední ustupující podlaží, které svou barevností vytváří dojem optického snížení objektu. 2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby Výroba se nepředpokládá. 2.4 Bezbariérové užívání stavby Bytové jednotky (3.-6.NP) nejsou koncipovány jako bezbariérové. Obchodní prostor (2.NP), garáže objektu (1.PP) a komunikační prostory k těmto prostorům nejsou rovněž koncipovány jako bezbariérové. Investor nevznesl požadavek na bezbariérovost prostorů. Prostory pro obchod (1.NP), jsou koncipovány jako bezbariérové, maximální výškový rozdíl mezi vnitřní podlahou obchodu a vnější dlažbou bude 20 mm. Větší rozdíly budou řešeny rampou. Dveře budou opatřeny madly a bude možné je otevřít na šířku minimálně 900 mm. Ostatní náležitosti budou řešeny dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a jejích pozdějších novel. Přístup do obchodů bude směrem z ulice Kosmákova. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 1819 Technická zpráva se zaměřením na spodní stavbu Kapitola Bezpečnost při užívání stavby Podlahy mají rovný povrch a stejnou úroveň výšek. Je zabezpečno optimální osvětlení, odvětrání předsíní a WC. Hygienické místnosti jsou větrány nuceně. Při výstavbě i užívání objektu bude třeba dodržovat všechny předpisy a opatření týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení. Podrobné předpisy jsou pro jednotlivé druhy prací a obsluh tech. zařízení obsaženy v jednotlivých vyhláškách a ČSN. Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými předpisy, bezpečnostními předpisy, platnými ustanoveními ČSN a budou dodržovány technologické postupy. Pracovníci musí být vybaveni ochrannými prostředky dle příslušných předpisů. Pracoviště bude zabezpečeno proti úrazům cizích osob. 2.6 Základní charakteristika objektů a) Stavební řešení, Jedná se o sloupový monolitický částečně bezprůvlakový skelet. Volba konstrukčního řešení přináší velkou variabilitu dispozičního řešení a uvolnění dispozic. Nenosné výplňové zdivo je navrženo ze systému Porotherm. Budova je sedmipatrová o jednom podzemním a šesti nadzemních podlažích. Na severovýchodní straně dispozice se nachází schodiště a výtahová šachta, tyto komunikace jsou průběžné přes všechny podlaží. Na severozápadní straně dispozice je navrženo schodiště spojující exteriér a druhé nadzemní podlaží. Toto schodiště bude sloužit pouze pro návštěvníky obchodního prostoru v 2.NP. Páté a šesté podlaží je navrženo jako částečně ustupující. Střecha objektu je navržena jako plochá. b) Konstrukční a materiálové řešení, Nosná konstrukce je navržena jako monolitický částečně bezprůvlakový skelet se ztužujícím jádrem v místě schodiště. První podzemní podlaží je navržené celé jako železobetonové. Schodiště i výtahová šachta jsou navrženy jako monolitické železobetonové. Konstrukce balkonů je navržena jako prefabrikovaná. Ostatní stěny jsou navrženy z cihelných bloku systému Porotherm, jsou nenosná a mají pouze výplňový a dělící charakter. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 1920 Technická zpráva se zaměřením na spodní stavbu Kapitola 1 c) Mechanická odolnost a stabilita. Postup stavebních činností je navržen tak, aby nedošlo v průběhu výstavby k poškození. Konstrukce je navržena z obvyklých materiálů (železobeton, keramické zdivo). Prostorová tuhost stavby je zajištěna tuhým jádrem v místě schodiště a spojením vnitřních a obvodových stěn. Při provádění stavby budou dodrženy všechny technologické postupy. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení a) Technické řešení, Zemní práce Zemní práce budou spočívat v provedení výkopu jam pro tzv. bílou vanu 1.PP. Před zahájením zemních prací budou investorem vytyčeny veškeré podzemní inženýrské sítě. Výkopy a vrty budou prováděny strojně, dočistění základových pasů bude provedeno ručně. Materiál z výkopu bude třízen a odvezen na skládku. Zemní práce budou prováděny v zeminách o I. třídě těžitelnosti. Spodní voda nebyla při provádění zemních prací v okolí stavby zjištěna. Základy Založení objektu je navrženo na vrtaných pilotách průměru 630, 900 a 1200 mm. Pod více zatíženými sloupy je navržena železobetonová hlavice s dvěma kusy podpůrných pilot. Využity budou piloty vrtané. Piloty P13-P16 jsou navrženy pod výtahovou šachtou. Výšková úroveň hlav pilot je na kótě -4,750. Zdvojené piloty mají sníženou hlavu na výškovou úroveň -4,150. Při betonáži těchto pilot se hlava piloty přebetonuje minimálně o 300 mm. Při provádění zemních, výkopových prací se toto přebetonování odstraní. Tím bude dosaženo toho, že v hlavě piloty bude zdravý beton. Na dvojicích pilot je navržena železobetonová hlavice. Její betonáž bude provedena ve stejném cyklu jako základová deska. Armokoše pilot jsou navrženy s přesahem do železobetonové desky s přesahem 300mm. V místech s roznášecí hlavicí mají armokoše přesah 900 mm. Armokoše jsou vytaženy do desky. Pro piloty bude použit beton C25/30 - XC2 Cl 0.4 Dmax 16mm S4 a pro hlavice beton C30/37, XA2, XD1, XF1 Cl 0.2 Dmax 22 S4. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 2021 Technická zpráva se zaměřením na spodní stavbu Kapitola 1 Na tyto hlubinné základy navazuje konstrukce tzv. bílé vany, která bude tvořit tuhou krabicovou konstrukci. V monolitické konstrukci je nutné ponechat prostupy pro přípojky kanalizace, vody apod. b) Výčet technických a technologických zařízení. Výtah (Návrh stavebního řešení výtahu viz dokladová část) Vzduchotechnika (Bude provedena dle původní převzaté PD) Chlazení (Bude provedeno dle původní převzaté projektové PD) Plynová kotelna (Bude provedena dle původní převzaté PD) 2.8 Požárně bezpečnostní řešení Požárně bezpečnostní řešení stavby je navrženo tak, aby byla zachována stabilita a nosnost konstrukcí po danou dobu. Musí být omezen rozvoj a šíření ohně a kouře ve stavbě a zabráněno šíření na další objekty. Řešení umožňuje evakuaci osob, zvířat a majetku a umožňuje bezpečný zásah jednotek požární ochrany. Při zpracování PBŘ se vycházelo z platných předpisů a norem, zejména ČSN : Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty a ČSN : Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty. Podrobný návrh je řešen v samostatné části projektové dokumentace. 2.9 Zásady hospodaření s energiemi a) Kritéria tepelně technického hodnocení, Stavba je navržena z materiálů, které splňují požadavky ČSN Z1, tepelný odpor konstrukce vyhovuje. Jsou respektovány klimatické podmínky v daném území. Energetická náročnost budovy v rámci celkové dodané energie je třídy B. Přesný výpočet se nachází v samostatné části projektové dokumentace. b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií. Na základě požadavku investora nejsou navrženy. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 2122 Technická zpráva se zaměřením na spodní stavbu Kapitola Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí Větrání garáže je navrženo jako podtlakové, znehodnocený vzduch bude odváděn pomocí nástřešního ventilátoru z garáží na střechu objektu. Odsátý vzduch bude hrazen z vnějšího prostoru přes vjezd do garáží. Obchodní prostory v 1.NP jsou větrány rovněž pomocí VZT, obchodní prostor v 2.NP taktéž. Bytové jednotky jsou větrány přirozeně, hygienické prostory těchto bytů nuceně ventilátorem na střechu objektu. Viz příloha VZT Vzduchotechnika. V posledním nadzemním podlaží je umístěna plynová kotelna. Kotelna bude zásobovat dům teplou užitkovou vodou a otopná tělesa jednotlivých prostorů. Obytné místnosti budou osvětleny přirozeně okny, hygienické prostory budou osvětleny uměle. Objekt bude zásobován pitnou vodou z nově vybudované přípojky, znehodnocené vody budou odváděny do jednotné kanalizace. Při provozu objektu bude vznikat běžný komunální odpad. Zásady řešení vlivu stavby na okolí: Jedná se o bytový dům, nepředpokládá se vznik nadměrných vibrací, hluku, prašnosti ve spojitosti s provozem objektu Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží, Na stavební ploše byl proveden radonový posudek. Radonový index se řadí do kategorie nízký. Dle ČSN Ochrana staveb proti radonu z podloží článku nevyžadují nové stavby při nízkém radonovém riziku speciální protiradonové opatření, jsou-li kontaktní konstrukce provedeny v těsnosti kategorie 2. (vodotěsná ŽB konstrukce o tloušťce prvků 250 mm). b) Ochrana před bludnými proudy, Ochrana není navržena. Nepředpokládá se. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 2223 Technická zpráva se zaměřením na spodní stavbu Kapitola 1 c) Ochrana před technickou seizmicitou, V blízkosti objektu se nepředpokládá zvýšená technická seizmicita. Ochrana není navržena. d) Ochrana před hlukem, Stavba nezhoršuje hlukové poměry. Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru plánované novostavby je uveden v samostatné příloze projektové dokumentace. e) Protipovodňová opatření, Objekt neleží v záplavové oblasti. Protipovodňová opatření nejsou navržena. f) Ostatní účinky. Nepředpokládají se. 3. Připojení na technickou infrastrukturu a) Napojovací místa technické infrastruktury, Napojovací místa byla převzata z původní dokumentace inženýrských síti. Viz PD jednotlivých stavebních objektů. SO 06 Vodovod, SO 07 Kanalizace, SO 08 Plynovod, SO 09 Kabelové rozvody N 0,4 k. b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. Připojovací rozměry, kapacity i délky vycházejí z původní převzaté dokumentace přípojek inženýrských sítí. Viz projektová dokumentace jednotlivých stavebních objektů. SO 06 Vodovod, SO 07 Kanalizace, SO 08 Plynovod, SO 09 Kabelové rozvody N 0,4 k. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 2324 Technická zpráva se zaměřením na spodní stavbu Kapitola 1 4. Dopravní řešení a) Popis dopravního řešení, Dopravní řešení v lokalitě se nebude měnit. b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, Vjezd do podzemních garáží je navržen z příjezdové cesty k obchodnímu středisku Kaufland. Příjezd ke kolmým parkovacím stáním je z ulice Jarošova. c) Doprava v klidu (parkování a odstavování vozidel), Množství parkovacích stání vychází z ČSN Projektování místních komunikací, čl Celkový počet stání pro posuzovanou stavbu. Parkování je řešeno počtem 12 stání v prostoru objektu a 28 stání podél ulice Kosmákova. Celkem 38 parkovacích stání, tento počet vyhovuje požadavku 32 míst. Dle projektové dokumentace jsou navržena 2 stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. Tento počet vyhovuje požadavku vyhlášky 398/2009 Sb. Dle projektové dokumentace jsou navržena 2 stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku. Tento počet vyhovuje požadavku vyhlášky 398/2009 Sb. d) Pěší a cyklistické stezky. Pěší a cyklistické stezky nejsou navrženy. Investor nevznesl požadavek na toto řešení. 5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav a) Terénní úpravy, Vzhledem k jednoduchosti terénních úprav nebylo toto řešení zpracováno. b) Použité vegetační prvky, Vzhledem k navrhovanému charakteru stavby se předpokládá provádění sadových a zahradnických úprav až po dokončení stavby, tyto úpravy nejsou předmětem této dokumentace. Viz původní dokumentace SO 12 Sadové úpravy. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 2425 Technická zpráva se zaměřením na spodní stavbu Kapitola 1 c) Biotechnická opatření. Nepředpokládají se, nejsou navrženy. 6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana a) Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, Při předpokladu správného provedení technologických celků, zabezpečení a provádění pravidelných kontrol nebude mít stavba negativní vliv na životní prostředí. Pravidelnou údržbou technologických zařízení a jejich náplní se minimalizují krizové stavy. Umístěním stavby v zájmovém území je zajištěn minimální vliv na krajinný ráz. V lokalitě se nenacházejí žádné přírodní nebo krajinné prvky, které by bylo nutné zahrnout do návrhu. V lokalitě rovněž nejsou významné vodní zdroje nebo léčebné prameny. b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, Navrhovaná stavba nebude vykazovat žádný vliv. V zájmové lokalitě se nenacházejí žádné památné stromy, rostliny či živočichové. Stavba nebude mít negativní vliv na ekologické funkce a vazby v krajině. c) Vliv stavby na soustavu chráněných území natura 2000, Stavba se nenachází v blízkosti chráněných území natura Nepředpokládá se vliv stavby na tyto soustavy území. d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, Projektová dokumentace neřeší. e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. Navrhovaná stavba nebude vykazovat žádný případně minimální vliv na okolí. V zájmové lokalitě se nenacházejí žádná ochranná nebo bezpečnostní pásma. Vzhledem k této skutečnosti nejsou zapotřebí žádná opatření zohledňující ochranná pásma. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 2526 Technická zpráva se zaměřením na spodní stavbu Kapitola 1 7. Ochrana obyvatelstva Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá provádění úprav pro účely ochrany obyvatelstva. 8. Zásady organizace výstavby a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, V době realizace spodní stavby bude zapotřebí především el. energie a pitná voda. Pro odběr elektrické energie bude vybudována přípojka ze stávající trafostanice u bytového domu číslo 3. Z této přípojky bude zásobována stavba. Pro odběr vody bude vybudována vodoměrná šachta. V rámci spodní stavby budou rozhodujícími médii zemina, štěrkodrť, štěrk, beton a výztuž. Na staveništní deponii bude ponecháno 269,63 m 3 zeminy pro budoucí zásypy. Zbytek zeminy bude odvezen na skládku ve Znojmě Oblekovicích nákladními automobily Tatra T158. Štěrkodrť bude dopravena v objemu 198,51 m 3 sklápěči Tatra. Štěrkodrť bude využita jako podsyp pro pojezd vrtné soupravy. Štěrk v objemu 90 m 3 bude dopraven rovněž sklápěči Tatra. Betonová směs bude dovezena autodomíchávačem Schwing Stetter AM 10 C z betonárny TRANSBETON s.r.o. vzdálené 2,9 km od staveniště. Pro betonáž bude třeba dovézt 243,65 m 3 betonu C25/30 - XC2 Cl 0.4 Dmax 16mm S4 pro piloty; 31,15 m 3 betonu C30/37, XA2, XD1, XF1 Cl 0.2 Dmax 22 S4 pro roznášecí hlavice na pilotách; 217,71 m 3 betonu C30/37 pro základovou desku a 66,67 m 3 betonu C12/15 pro podkladní beton. Základová deska a svislé konstrukce budou vyztuženy výztuží B500 B o celkové hmotnosti ,5 kg. Výztuž pilot bude tvořena armokoši, které se už vyrobené dovezou z armovny v Moravských Budějovicích. Hmotnost armokošů pilot bude 5563 kg. Hmotnost armokošů hlavic je 3855,32 kg. Armokoše se na stavbu dopraví nákladním automobilem DAF s hydraulickou rukou. b) Odvodnění staveniště, Staveniště je svažité (viz výkres č.1 Situace). Aby bylo zabráněno vyplavování zeminy na komunikace, je na staveništi zřízena odvodňovací rýha, která bude drobné částice zachycovat. Stavební jáma bude vysvahována směrem k odvodňovacímu žlabu. V nejnižším místě se případná voda odčerpá pomocí kalového čerpadla. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 2627 Technická zpráva se zaměřením na spodní stavbu Kapitola 1 c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, Příjezd na staveniště se nachází v polovině ulice Kosmákova. Ulice Kosmákova je obousměrná a má šířku 6 m. Vjezd bude mít šířku 6 m a bude uzavřen uzamykatelnou bránou. Staveniště bude napojeno na nově vybudovanou vodovodní přípojku, která bude poté vyvedena do objektu bytového domu. Ze šachty bude voda vyvedena na dvě místa odběru vody. Jedno se bude nacházet u myčky na automobilové podvozky a druhé potom blíže ke stavební jámě u stavebních buněk. Voda bude také napojena do buňky typu SK1 s hygienickým zázemím. Pro elektřinu bude také vybudována nová přípojka. Zřízení se provede pomocí protlaku pod komunikací na ulici Kosmákova do stávající trafostanice na rohu ulic Vildomcova Kosmákova u bytového domu číslo 3. Po provedení protlaku se vytvoří přípojka, která se bude nacházet na hranici pozemku. Na tuto přípojku bude připojen hlavní staveništní rozvaděč, ze kterého budou elektrifikovány staveništní buňky i myčka na podvozky automobilů d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, Pro účely stavby bude využíván pouze pozemek majitele pozemku. Stavba bude prováděna tak, aby nebyla dotčena práva majitelů sousedních pozemků a případné negativní vlivy při provádění (hlučnost, prašnost, ap.) byly eliminovány. e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, Pro účely stavby bude využíván pouze pozemek majitele pozemku. Stavba bude prováděna tak, aby nebyla dotčena práva majitelů sousedních pozemků a případné negativní vlivy při provádění byly eliminovány. Před nadměrným hlukem bude okolí chráněno především použitím strojů a náčiní v řádném technickém stavu. V případě sucha bude staveniště kropeno vodou, aby nedošlo k nadměrné prašnosti v okolí stavby. Vozy vyjíždějící ze staveniště budou očištěny na mycí lince. Na staveništi se nenachází stromy, které mají být v průběhu výstavby zachovány. Nachází se zde především keře a náletové dřeviny. Nežádoucí zeleň bude odstraněna a zlikvidována na pozemku investora. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 2728 Technická zpráva se zaměřením na spodní stavbu Kapitola 1 f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), Zábory pro staveniště nejsou nutné. g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, Hlavním odpadem zadané etapy bude vytěžená zemina, která bude v množství 2771,91 m 3 odvezena na skládku ZEPIKO s.r.o pískovna Oblekovice. Ostatní stavební odpady budou rovněž odvezeny na výše uvedenou skládku odpadu. Dále vzniká komunální odpad, který bude odvezen do spalovny. Se všemi odpady musí být nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. v následujících zněních. Nakládání s jednotlivými odpady a jejich zatřízení je určené v technologických předpisech. h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, Celkový objem zemních prací v nakypřeném stavu je 3095,47 m 3. Z tohoto množství bude uloženo 323,56 m 3 na deponii pro pozdější zásypy. Zbytek zeminy bude odvezen na skládku v místě pískovny Oblekovice. Na vytvoření pilotovací roviny je třeba dovézt 198,51 m 3 štěrkodrti. i) Ochrana životního prostředí při výstavbě, Výstavbou nedojde ke znečištění životního prostředí. Při průběhu prací je nutné dodržet řádný technický stav strojů, který zajistí ochranu vody a půdy před únikem škodlivých látek, ve stavebních mechanizmech přednostně používat ekologicky šetrná mazadla a oleje. Stroje budou po odstavení opatřeny ocelovou vanou, která případně zachytí unikající látky. j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů, Za bezpečnost práce budou odpovídat vedoucí pracovníci. Pracovníci podílející se na výstavbě budou seznámeni se zásadami bezpečnosti práce a vybaveni ochrannými pomůckami. Pracovníci budou dodržovat bezpečnostní předpisy a dodržovat technologické postupy jednotlivých prací. Veškeré práce budou prováděny dle platných ČSN, právních předpisů BOZP. Zároveň budou dodržovány předpisy při zajišťování bezpečnosti práce. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 2829 Technická zpráva se zaměřením na spodní stavbu Kapitola 1 Pro bezpečnost při práci při výstavbě platí: NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; Zákon č. 225/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška č. 20/2012 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, Výstavbou není dotčena žádná další stavba. l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření, Na místní komunikaci Kosmákova budou v blízkosti vjezdu a výjezdu ze staveniště umístěny v obou směrech značky, které upozorňují na výjezd vozidel stavby a značky zákazu zastavení. Vozy, které vyjíždějí ze staveniště, mají povinnost zastavit na značce STOP, umístěné u výjezdu ze staveniště a dát přednost v jízdě ostatním vozidlům. Vjezd na staveniště je opatřen značkou Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovou tabulkou Mimo vozidel stavby. m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby. n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. Termín zahájení výstavby Předpokládaná délka výstavby 36 měsíců. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 2930 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION MANAGEMENT 1 SITUACE SE ŠIRŠÍMI DOPRAVNÍMI VZTAHY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR TOMÁŠ KOUSAL Ing. MARTIN MOHAPL, Ph.D. BRNO31 Situace se širšími dopravními vztahy Kapitola 1 OBSAH: 1. Obecné informace Doprava výztuže Doprava bednění Doprava zeminy na skládku Doprava betonu z betonárny Doprava vrtné soupravy Nadrozměrná přeprava Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 3132 Situace se širšími dopravními vztahy Kapitola 1 1. Obecné informace Stavba se nachází ve městě Znojmě, k. ú. Znojmo město parc. č. 2092/ 1, 2092/18, 5413, 5415/1. Přístup na pozemek je zajištěn z ulice Kosmákova po pravé straně. Naproti vjezdu se nachází ulice Vildomcova. Vjezd na Kosmákovu je z ulice Jarošova, která je široká 10 m. Mapové podklady pro dopravní trasy jsou použity z internetových stránek a Obrázek 1: Situace se širšími dopravními vztahy 2. Doprava výztuže Výztuž a armokoše budou na stavbu dopraveny z firmy Ferrum s.r.o, která se nachází v Moravských Budějovicích. Na trase se nachází jeden most, který splňuje parametry převozu. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 3233 Situace se širšími dopravními vztahy Kapitola 1 Sídlo firmy: Chelčického 260, , Moravské Budějovice 2 Parametry nákladního automobilu: Scania R500 6x2, valník 7,3m 3,65 (výška) x 2,55 (šířka) x 9,80 (délka) Obrázek 2: Doprava výztuže Délka trasy: 32 minut Vzdálenost: 30,5 km 3. Doprava bednění Bednění bude dopraveno z firmy Doka bednicí technika spol. s r.o. Na trase není žádný most, který by nesplňoval parametry převozu. Nejtěžší náklad, který bude přepravován z Brna, bude vrtná souprava na podvalníku, vážící 69,1 t, výšky 4,2 m. Sídlo firmy: Kšírova 265, Brno, Horní Heršpice Parametry nákladního automobilu: DAF s hydraulickou rukou, valník 7,5 m 3,65 (výška) x 2,55 (šířka) x 9,80 (délka) Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 3334 Situace se širšími dopravními vztahy Kapitola 1 Obrázek 3: Doprava bednění Délka trasy: 32 minut Vzdálenost: 30,5 km 4. Doprava zeminy na skládku Zemina bude uskladněna na skládce ve firmě ZEPIKO spol. s.r.o, nacházející se 5,7 km od místa stavby. Na trase se nachází jeden podjezd pod mostem, který vyhovuje přípustné výšce vozidla. Sídlo firmy: ZEPIKO spol. s r.o. - pískovna Oblekovice Znojmo 5 Oblekovice okres Znojmo Parametry nákladního automobilu: Tatra T158-8P5R33.343, třístranný sklápěč 3,375 (výška) x 2,55 (šířka) x 7,355 (délka) Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 3435 Situace se širšími dopravními vztahy Kapitola 1 Obrázek 4: Doprava zeminy na skládku Délka trasy: 11 minut Vzdálenost: 5,7 km 5. Doprava betonu z betonárny Beton bude dovážen na stavbu z firmy TRANSBETON s.r.o. - betonárna Znojmo. Na první nejkratší trase se nachází dva mosty, kdy každý z nich má nosnost 19 t. Po této trase může autodomíchávač absolvovat cestu zpět, až bude vyprázdněn. Plný autodomíchávač musí přijet na stavbu po druhé navržené trase, kdy železniční trasu nebude přejíždět, ale podjede ji. Podjezdná výška mostu je 4,8 m a vyhoví. Sídlo firmy: Uhelná, Znojmo, okres Znojmo Parametry nákladního automobilu: Autodomíchávač MAN s nástavbou STETTER, 9 m 3 3,5 m (výška) x 2,55 m (šířka) x 8,4 m (délka) Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 3536 Situace se širšími dopravními vztahy Kapitola 1 Trasa do betonárny vzdálenost 2,9 km, délka 6 minut Obrázek 5: Trasa do betonárny Trasa z betonárny vzdálenost 3,5 km, délka 7 minut Obrázek 6: Trasa z betonárny Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 3637 Situace se širšími dopravními vztahy Kapitola 1 6. Doprava vrtné soupravy Vrtná souprava bude na staveniště dopravena z firmy TOPGEO BRNO, spol. s r.o. Souprava bude dopravena pomocí tahače Scania R500 6x4 s podvalníkem Goldhofer STZ-L5 AF2. Sídlo firmy: Parametry soupravy: Olomoucká 75, Brno SCANIA R500 6x4 + podvalník GOLDHOFER STZ-L5 AF2 Celková délka: 18 m Hmotnost: 69,1 t Výška: 4,1 m Obrázek 7: Doprava vrtné soupravy Délka trasy: 65 minut Vzdálenost: 71 km Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 3738 Situace se širšími dopravními vztahy Kapitola 1 Body zájmu: Brno 1. Křižovatka: Olomoucká, nájezd na Černovickou Obrázek 8: Křižovatka - Olomoucká, nájezd na Černovickou 2. Křižovatka: Nájezd na Černovickou, Černovická Obrázek 9: Křižovatka - Nájezd na Černovickou, Černovická 3. Křižovatka: Černovická, Hněvkovského Obrázek 10: Křižovatka - Černovická, Hněvkovského Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 3839 Situace se širšími dopravními vztahy Kapitola 1 4. Podjezd: Pod železniční tratí na Hněvkovského Obrázek 11: Podjezd - Pod železniční tratí na Hněvkovského 5. Nájezd: Hněvkovského, D1 Obrázek 12: Nájezd - Hněvkovského, D1 6. Nájezd: D1, Vídeňská Obrázek 13: Nájezd - D1, Vídeňská Body zájmu na cestě budou tvořit mosty a podjezdy. V tabulce jsou uvedeny únosnosti nominální Vn, únosnost výhradní Vr a únosnost výjimečná Ve. Vyhovění únosnosti na Vr bude zajištěno průjezdem pouze jedním vozidlem přes most. Zajištění proběhne pomocí doprovodného vozidla, které zastaví vozidla v určeném směru. Přeprava bude probíhat Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 3940 Situace se širšími dopravními vztahy Kapitola 1 v nočních hodinách. V případě vyhovění pouze na výjimečnou únosnost je nutné zajistit posudek daného mostu statikem a příslušným úřadem. Tabulka 1: Mosty a podjezdy na trase mezi městy Brno - Znojmo Označení mostu/ podjezdu Únosnost normální Vn(t) / výška podjezdu Únosnost výhradní Vr(t) Únosnost výjimečná Ve(t) Posudek Vyhovuje Vr Vyhovuje Vr Vyhovuje Vr Vyhovuje Vr Vyhovuje Vr Vyhovuje Vr Vyhovuje Vr Vyhovuje Vr Vyhovuje Vr Vyhovuje Vr Vyhovuje Vr Vyhovuje Vr Vyhovuje Vr Vyhovuje Vr Vyhovuje Vr Vyhovuje Vr Vyhovuje Vr Vyhovuje Vr Vyhovuje Vr Vyhovuje Vr Vyhovuje Vr Chybí v databázi Vyhovuje Vr podjezd 5,4 Vyhovuje Vyhovuje Vr Vyhovuje Vr podjezd 5,49 m Vyhovuje Vyhovuje Vr Vyhovuje Vr podjezd 5,35 Vyhovuje Vyhovuje Vr Vyhovuje Vr Vyhovuje Vr Vyhovuje Vr podjezd 5,6 m Vyhovuje Vyhovuje Vr Vyhovuje Vr Vyhovuje Vr Vyhovuje Vr Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 4041 Situace se širšími dopravními vztahy Kapitola Vyhovuje Vr Vyhovuje Vr Vyhovuje Vr Vyhovuje Vr podjezd 4,5 m Vyhovuje Vyhovuje Vr Vyhovuje Vr Vyhovuje Ve Vyhovuje Ve Vyhovuje Vr Vyhovuje Ve Vyhovuje Ve podjezd 4,47 m Vyhovuje Vyhovuje Vr Znojmo 7. Most: přes řeku Leska - 25t, jedno vozidlo 74 t Obrázek 14: Most přes řeku Leska 8. Kruhový objezd: příjezd do Znojma Obrázek 15: Kruhový objezd - příjezd do Znojma Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 4142 Situace se širšími dopravními vztahy Kapitola 1 9. Most: přes železniční trať NEVYHOVUJE Obrázek 16: Most - přes železniční trať Náhradní trasa: Obrázek 17: Náhradní trasa ve Znojmě 10. Křižovatka: Suchohrdelská, Průmyslová Obrázek 18: Křižovatka - Suchohrdelská, Průmyslová Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 4243 Situace se širšími dopravními vztahy Kapitola Zatáčka a podjezd: Vídeňská třída Obrázek 19: Zatáčka - Průmyslová, Vídeňská třída Obrázek 20: Podjezd na Vídeňské třídě 12. Kruhový objezd: Čermákova, Sokolská Obrázek 21: Kruhový objezd - Čermákova, Sokolská 13. Kruhový objezd: Coufalova, Jarošova Obrázek 22: Kruhový objezd - Coufalova, Jarošova Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 4344 Situace se širšími dopravními vztahy Kapitola Zatáčka: Jarošova, Kosmákova Obrázek 23: Zatáčka - Jarošova, Kosmákova Poslední dvě zatáčky vedoucí na staveniště nevyhoví délce jízdní soupravy. Druhý pruh vozovky bude uzavřen doprovodným vozidlem. Aby se souprava dostala k určenému místu, bude muset využít chodník pro chodce. Povolení získá od úřadu v rámci povolení nadrozměrné přepravy. Po průjezdu zatáčkou mezi ulicemi Jarošova a Kosmákova tahač odbočí doleva na ulici Vildomcova. Vrtná souprava bude odjištěna, odbržděna a následně sjede z podvalníku přímo na staveništní komunikaci. Celá přeprava proběhne v nočních hodinách, kdy se na silnicích pohybuje co nejmenší počet vozidel. Obrázek 24: Situace u ulice Kosmákova Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 4445 Situace se širšími dopravními vztahy Kapitola 1 7. Nadrozměrná přeprava Dle vyhlášky 341/2014 Sb. se jedná o nadrozměrnou přepravu. Maximální povolená délka tahače s návěsem je 16 m. Navržená souprava má délku 18 m. Největší povolená hmotnost u přívěsů se 4 a více nápravami je 32 tun. Hmotnost naloženého podvalníku s vrtnou soupravou je 59 tun. V případě nadrozměrné přepravy se musí volit trasa a stroje v závislosti na celkové finanční náročnosti přepravy. Doprava vrtné soupray byla zvolena z Brna, protože ve Znojmě není dostupná technika pro navrhovanou stavbu. Další variantou je doprava vrtné soupravy ze zahraničí. Aby byla přeprava takto těžkého nákladu možná, je třeba podat žádost na silniční správní úřad. Jelikož má být k přepravě využita rychlostní silnice R52, vydá příslušné rozhodnutí Ministerstvo dopravy. Na úřadě bude předložena žádost o povolení zvláštního užívání s náležitostmi dle vyhlášky 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů., dále živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění a výpis z obchodního rejstříku. K vydání povolení je třeba souhlas správce dotčené pozemní komunikace a souhlas Ministerstva vnitra, které zastupuje Policii České republiky v případě, že je k přepravě využita rychlostní silnice. Žádost je třeba podat v dostatečném časovém předstihu, aby mohla stavba proběhnout bez prodlení. V případě složitých podmínek přepravy úřad rozhoduje až do 60 dnů od podání žádosti. Daná trasa bude posouzena odborníky a na základě rozboru bude rozhodnuto o asistenci Policie ČR v průběhu přepravy. Souprava může být doprovázena doprovodnými vozidly ve vlastnictví přepravce podle rozhodnutí úřadu. Vozidla musí být vybavena výstražným světlem oranžové barvy. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 4546 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION MANAGEMENT 3 VÝKAZ VÝMĚR BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR TOMÁŠ KOUSAL Ing. MARTIN MOHAPL, Ph.D. BRNO47 Výkaz výměr Kapitola 3 Tabulka 2: Délky pilot průměru 900 mm Číslo piloty Délka pilot [m] Číslo piloty Délka pilot [m] Profil [mm] P7 6.0 P P9 6.5 P P P P P P a P a P b P a P a P a P a P a P a P a P Celkem m - Tabulka 3: Délky pilot průměru 630, 1200 mm Číslo piloty Profil pilot [mm] Délka pilot [m] P P P P P P P P P Celkem m P P P P Celkem m Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 4748 Výkaz výměr Kapitola 3 Tabulka 4: Výztuž pilot Armokoš Počet [ks] Hmotnost [kg] Celkem [kg] A B B C Celkem kg Tabulka 5: Objem betonu pro hlavice Označení Označení Objem betonu P12 P12a ,0 8=30.24 m³ P17 P17a Objem betonu+ztráty 3% P18 P18a 30.24x1.03=31.15 m³ P21 P21a P22 P22a P23 P23a P24 P24a P25 P25a Tabulka 6: Množství výztuže pro roznášecí hlavice Hlavice Hmotnost Hmotnost celkem kg kg Armokoše pro piloty a roznášecí hlavice jsou vyrobeny v armovně firmy FERRUM s.r.o. Proto není nutné počítat se ztrátou v průběhu výroby na staveništi. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 4849 Výkaz výměr Kapitola 3 Tabulka 7: Materiál pro základové konstrukce Materiál Prvek Výpočet Množství Výsledek Jednotka Základová deska 16,9 38,3 0,3 - m³ Žlab (0,20 1,6+0,20 0,3665) 38, m³ Osazený žlab -(0,15 0,1) 38,3 - m³ Základová deska pod žlabem v (0,45-0,365) 1, m³ místě pilot Výtahová šachta (0,85 0,3) (2,74+2,59)+(1,2 (svislé 0,15+0,05 0,1) (2,1+1,95) konstrukce m³ do -3,150) Celkem m³ Celkem + ztráty 3% m³ Beton C30/37 Beton C12/15 Štěrkodrť Ocel B500B Podkladní beton m³ + ztráty 3% m³ Hutněná vrstva ze (16,9+0,15) (38,3+0,15) 0, m³ štěrkodrtě + ztráty % m³ Výztuž základové , , kg desky + ztráty 3% ,60 Kg Další množství materiálu je spočítáno v jednotlivých technologických předpisech v kapitole 4. Všechny potřebné objemy a množství jsou rovněž vypočítány v programu Buildpower. Pro orientaci v objemech zemních prací je vypracován výkres č. 8 Orientace ve výkazu výměr a obrázek 25: Zemní práce. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 4950 Výkaz výměr Kapitola 3 Obrázek 25: Zemní práce Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 5051 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION MANAGEMENT 4.1 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS ZEMNÍ PRÁCE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR TOMÁŠ KOUSAL Ing. MARTIN MOHAPL, Ph.D. BRNO52 Technologický předpis zemní práce Kapitola 4.1 OBSAH: 1. Obecné informace 1.1 Obecné informace o stavbě Obecné informace o procesu Materiály, doprava a skladování 2.1 Materiály Přípravné a vytyčovací práce Zemní práce Doprava Primární Sekundární Skladování Připravenost 3.1 Převzetí pracoviště Připravenost staveniště Pracovní podmínky 4.1 Obecné pracovní podmínky Pracovní podmínky procesu Pracovní postup 5.1 Přípravné práce Vytyčovací staveniště Výkop a zpevnění stavební jámy Hloubení výkopů Provádění hutněného podsypu ze štěrkodrti Zaměření patek a šachty Výkop patek a šachty Provedení obsypů železobetonových základových konstrukcí Úprava podsypu pro základovou desku Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 5253 Technologický předpis zemní práce Kapitola Personální obsazení 6.1 Přípravné práce Výkopové práce Stroje a pracovní pomůcky 7.1 Stroje Nářadí Pomůcky BOZP Kontroly 8.1 Vstupní kontrola Mezioperační kontrola Výstupní kontrola BOZP Ekologie Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 5354 Technologický předpis zemní práce Kapitola OBECNÉ INFORMACE 1.1 Obecné informace o stavbě Název stavby: Bytový dům Znojmo Místo stavby: k.ú. Znojmo město parc.č. 2092/1, 2092/18, 5413, 5415/1 Kraj: Jihomoravský Investor: Družstvo PLUS, družstvo, Dobšická 3580/17, Znojmo Projektant: FUNDOS spol. s.r.o,, Jahodová 58, Brno Účel stavby: Stavba řeší novostavbu bytového domu. Účel užívání stavby je zaměřen na trvalé bydlení a další doplňkové funkce bydlení (odstavování, parkování OA, uskladnění předmětů atd.). 1NP a 2.NP je převážně vyhrazeno pro obchodní účely. Členění stavby: Budova je sedmipatrová o jednom podzemním a šesti nadzemních podlažích. Je tvořena sloupovým monolitickým částečně bezprůvlakovým skeletem. Páté a šesté podlaží je navrženo jako částečně ustupující. Střecha je navržena plochá. Nenosné výplňové zdivo je tvořeno systémem Porotherm. 1.2 Obecné informace o procesu Předmětem tohoto technologického předpisu je provedení zemních prací. Zemní práce budou řešeny v několika etapách. Nejprve bude vyhloubena stavební jáma, po dokončení pilot se vykopou základové patky a hlína v místě výtahové šachty. Převýšení svahu od severozápadní po jihovýchodní část pozemku se pohybuje kolem 2 m. Před zahájením zemních prací bude provedeno odstranění křovin s jejich následným spálením. Zemní práce budou řešeny jako nepažená stavební jáma v zeminách I. třídy těžitelnosti. Hloubka výkopu se pohybuje v rozmezí 1-3 m pod úroveň původního terénu. Hranice výkopu budou upraveny svahováním. Hodnota radonového indexu je nízká. Odkopaná zemina bude nakládána na nákladní automobily a bude odvezena na skládku ZEPIKO spol. s r.o. - pískovna Oblekovice. Zemina vhodná pro zásypy bude ponechána na deponii v rámci staveniště. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 5455 Technologický předpis zemní práce Kapitola 4.1 Složení vrtu je následující: 0,00 0,30 navážka G2 0,30 1,10 hlína hnědá tuhá F4 1,10 2,60 Hlína okrová tuhá F6 2,60 4,00 jíl okrový, tuhý F6 4,00 4,30 písek jílovitý F4 4,30 4,50 jíl tuhý až pevný F6 4,50 5,40 písek. stř. až hr. zrnitý S4 5,40 6,20 žula zvětralá R5 Obrázek 26: Klasifikace do tříd rozpojitelnosti a těžitelnosti dle ČSN Základní úroveň stavby bude ± 0,000 = 291,000 m. n. m. Dno výkopu ve stavební jámě bude povětšinou v úrovni -3,800 m. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 5556 Technologický předpis zemní práce Kapitola MATERIÁLY, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 2.1 Materiály Přípravné a vytyčovací práce Tabulka 8: Množství kusového materiálu Materiál Rozměry [mm] Kusy Hřebíky Vytyčovací kolíky 25/ 25/ Hranol 60 / 60 / Prkno 20 / 150 / Provázek Vázací drát Vápno 20 kg Zemní práce Tabulka 9: Množství vytěžené zeminy Materiál Objem zeminy [m 3 ] Faktor nakypření Odvoz zeminy [m 3 ] Stavební jáma 2 229,81 1, ,77 Výtahová šachta 39,41 1,2 47,29 Patky 3,3x2,0x1x8=52,8 1,2 63,36 Piloty 257,54 1,2 309,048 Celkem 2558,57 1,2 3095,47 Ponecháno na ,56 zásypy Celkem odvoz ,91 Dovoz štěrkodrti 198, Poznámka: Objem kubatur je převzat z výkazu výměr, který tvoří samostatnou kapitolu bakalářské práce. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 5657 Technologický předpis zemní práce Kapitola Doprava Primární Primární doprava materiálu na staveniště bude zajištěna stavebninami. Jedná se o dopravu drobného materiálu jako je vápenný hydrát, prkna, vytyčovací kolíky, hranoly apod. Pro odvoz zeminy na skládku budou pronajaty 4 nákladní automobily Tatra T158-8P5R Při výjezdu ze staveniště budou očištěny v mycí lince na podvozky nákladních automobilů. Skládka se nachází na Okraji města Znojma, ZEPIKO spol. s r.o. - pískovna Oblekovice, ve vzdálenosti 5,7 km. Přesná adresa a trasa na skládku je uvedena v kapitole 2 Situace se širšími dopravními vztahy Sekundární Navážky a vytěženou zeminu bude rypadlo ZEPPELIN M320F nakládat přímo na korbu nákladního automobilu. Nákladní automobil Tatra T158-8P5R bude rovněž vysypávat zeminu vhodnou pro zásypy na staveništní skládku. Dále bude doprava probíhat ručně za pomocí stavebních koleček. 2.3 Skladování Vytěžená zemina, která bude později použita pro zásypy, bude skladována na deponii na staveništi. Zbytek zeminy bude odvezen na skládku. Štěrkodrť, která bude tvořit podklad pro pojezd vrtné soupravy, bude dopravena na pracoviště sklápěči. Prkna, kůly, vápenný hydrát a ostatní drobný materiál bude skladován v uzamykatelném skladu. 3. PŘIPRAVENOST 3.1 Převzetí pracoviště Staveniště předá investor hlavnímu zhotoviteli za přítomnosti technického dozoru investora. Součástí předání staveniště je odevzdání schválené projektové dokumentace pro výkopy, která zahrnuje informace o provedených průzkumech. Součástí předání je výkres situace, který obsahuje vyznačené podzemní sítě a vedení. Investor předá místa pro odběr vody a elektrické energie. Dále se bude přebírat hlavní polohová čára a hlavní výškopisné a polohopisné body, které budou sloužit pro jednoznačné vytyčení Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 5758 Technologický předpis zemní práce Kapitola 4.1 objektu. O předání staveniště bude vyhotoven samostatný předávací protokol a zápis do stavebního deníku. 3.2 Připravenost staveniště Přístup na staveniště vede z ulice Kosmákova. Inženýrské sítě se nacházejí mimo stavební pozemek (jsou zaznačeny ve výkresu situace), přípojky budou zbudovány nové. Přípojka elektrické energie bude zřízena z transformátoru stojícím před parcelou č. 2267/71 na rohu ulice. Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní síť a bude osazena vodoměrem. 4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 4.1 Obecné pracovní podmínky Staveniště bude oploceno plotem o výšce 2,0 m, který zamezí vniknutí cizích osob. Zároveň bude opatřeno uzavíratelnou a uzamykatelnou bránou. Pro stavební dělníky bude připraveno WC s umývárnou. K dispozici bude kancelář pro stavbyvedoucího, případně mistra. Drobné nářadí a stavební materiál budou skladovány v uzamykatelném skladu. Poslední buňka bude sloužit jako vrátnice. Do všech buněk bude zavedena elektřina. Elektrická přípojka bude napojena na stávající vedení protlakem pod komunikací. Hygienická buňka bude napojena na kanalizaci. Všichni pracovníci musí být proškoleni z BOZP a prohlášení o poučení podepsat do samostatného protokolu. 4.2 Pracovní podmínky procesu Zemní práce budou probíhat za příznivých klimatických podmínek. Zemní práce mohou být prováděny za teplot, kdy je možné zeminu rozpojovat zvoleným mechanismem. V případě poklesu teploty pod 5 C je třeba kontrolovat rozpojitelnost zeminy. Pokud bude nízká teplota přetrvávat, budou práce zastaveny nebo zajištěny stroje o vyšším výkonu. Zemní práce nebudou probíhat, pokud bude půda zvodnělá vytrvalým deštěm. Nerovnosti vzniklé rozježděním bahnitého terénu se musí odstraňovat a zasypávat štěrkodrtí. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 5859 Technologický předpis zemní práce Kapitola 4.1 Práce nebudou probíhat za nízké viditelnosti (mlha), pokud viditelnost klesne pod 30 m a při rychlosti větru větší než 20 m/s. 5. PRACOVNÍ POSTUP 5.1 Přípravné práce Bude zhotoveno zařízení staveniště buňky kanceláří, šaten, hygienického zázemí, uzamykatelný sklad, sklady a skládky. Dále budou zhotovena přípojná místa vody, elektrické energie a kanalizace. Popis zařízení staveniště se nachází v kapitole 5 Technická zpráva zařízení staveniště. Práce začnou odstraněním stromů a křovin. Na pozemku se nacházejí především keře s průměrem kmene do 20 centimetrů. Keře se odstraní pomocí ručních pil a motorové pily. Následně se ručně přemístí na místo, kde budou spáleny. Stromy malého vzrůstu a keře se budou pálit postupně, aby nevznikl velký oheň. Výška pálené hromady bude maximálně 2 metry a bude neustále kontrolována, aby nedošlo k rozšíření požáru. V blízkosti se umístí zdroj vody pro případnou regulaci ohně. 5.2 Vytyčení staveniště Geodet a jeho pomocník vytyčí inženýrské sítě a stavební jámu pomocí digitálního teodolitu Nikon NE-103. K dispozici budou mít situační výkres, podle kterého zaměří objekt. Teodolit nejprve postaví na známý bod, který je předán objednavatelem při předání staveniště. Po provedení centrace a horizontace teodolitu se zaměří rohový bod vytyčované stavební jámy. Každý bod je označen vytyčovacím kolíkem. Po provedení všech kolíků se body přenesou na stavební lavičku. Stavební lavička bude složena ze svislých hranolů, které budou zatlučeny do země. Ve zvolené výšce od úrovně terénu se k hranolům přibije prkno. Výška musí být stejná pro všechny protilehlé lavičky a být přesně určená v souřadnicovém systému. Lavičky musí být umístěny nejméně 2 m od stavební jámy z důvodu jejich případného poškození stavebními stroji. Dále musí zajišťovat všechny důležité polohové body objektu. V poslední fázi se na vyčnívající hřebíky natáhnou provázky a v místech jejich křížení se spustí olovnice, která přenese vytyčené body do úrovně výkopů. Vyznačení provede pomocí vápna a lajnovačky pověřený pracovník a jeho dva pomocníci, případně Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 5960 Technologický předpis zemní práce Kapitola 4.1 geodet. Provede se kontrolní měření vzájemné vzdálenosti a rovinnosti spojnic vyznačených bodů a bude zkontrolován půdorysný tvar dle projektové dokumentace. 5.3 Výkop a zpevnění stavební jámy Hloubení výkopů V první fázi hloubení bude proveden výkop stavební jámy. Jáma bude hloubena rypadlem ZEPPELIN M320F s rýpací podkopovou lopatou. Zemina bude nakládána na korbu sklápěče Tatra T158. Odvoz budou zajišťovat 4 sklápěče s objemem korby 10 m 3. Při hloubení bude zhotoven nájezd do podzemních garáží z ulice na jihovýchodě (viz Obrázek 28: Zařízení staveniště). Zároveň bude zřízen druhý nájezd do stavební jámy, který bude používán v průběhu výstavby. Poloha nájezdu musí být přesně určena, z důvodu pozdějšího zřízení pilot a jejich vrtání. V průběhu hloubení v první fázi bude vybrána zemina vhodná pro zásypy, která se ponechá na deponii na staveništi. Zbytek zeminy bude odvezen na skládku. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 6061 Technologický předpis zemní práce Kapitola 4.1 Obrázek 27: Zařízení staveniště Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 6162 Technologický předpis zemní práce Kapitola Provádění hutněného podsypu ze štěrkodrti Štěrkodrť bude na staveniště dopravena nákladními automobily Tatra T158. Sklápěč přiveze na dno výkopu 198,51 m 3 materiálu. Rypadlo následně rozmístí štěrkodrť v malých dávkách do stavební jámy, které během vysypávání co nejvíce rozprostře. Do finální podoby bude štěrkopísek rozprostřen pomocí smykově řízeného nakladače Bobcat S510 a následně hutněn pomocí vibračního válce AMMANN ARW 65. Podsyp se provádí z důvodu pojezdu vrtné plošiny, která bude provádět piloty v další fázi výstavby. V místě základového žlabu bude proveden podsyp o větší tloušťce, aby mohla souprava jezdit v rovině Zaměření patek a šachty Před provedením tohoto kroku již budou zhotoveny vrtané piloty do požadované hloubky. Na vrtané piloty je vypracována samostatná kapitola 4.2 Technologický předpis pro vrtané piloty. Zaměření patek a šachty je provedeno pověřeným pracovníkem a dvěma pomocníky. Zároveň je vytyčena i základová deska. K zaměření bude použit teodolit Nikon NE-103, olovnice a pásmo. Postup je stejný jako při zaměření stavební jámy. Nejprve se zaměří body a osadí se kolíky. Dále se do stavební jámy osadí lavičky. Na hřebíky se natáhne drát a vznikne tak síť patek a základových konstrukcí. V místech křížení se spustí olovnice a na úrovni terénu se označí vytyčené body. Obrysy se poté vyvápní za použití lajnovačky Výkop patek a šachty V dalším kroku se provede výkop základových patek, které jsou umístěny na pilotách. Výkop bude probíhat ručně vzhledem k malým rozměrům patek. Patky budou rozšířeny, aby mohlo být poskládáno systémové bednění. Dále se provede výkop šachty, který bude proveden částečně rypadlem ZEPPELIN M320F a částečně ručně. Dno šachty a patek bude začištěno. 5.4 Provedení obsypů železobetonových základových konstrukcí Po vybetonování základových patek, základové šachty a následné technologické přestávce se odstraní bednění a bude proveden obsyp. Zemina pro tento účel je umístěna na staveništní skládce. Zásypy budou prováděny za pomoci nakladače Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 6263 Technologický předpis zemní práce Kapitola 4.1 Bobcat S510 a ručně. Obsyp bude rovněž proveden u základové šachty v místě budoucího výtahu. Hutnění zásypů proběhne pomocí vibračního pěchu ACR Úprava podsypu pro základovou desku Před provedením úpravy podsypu budou zhotoveny základové patky i výtahová šachta. Do šachty se nasype potřebné množství štěrkodrti pomocí rypadla a zhutní se vibračním válcem nebo vibračním pěchem. Podsyp, který sloužil pro pojezd vrtné soupravy, se dále upraví, aby na něj mohl být vytvořen podkladní beton pro základovou desku. V místech prohlubní se materiál doplní, aby byla tloušťka správná. Podsyp se poté zhutní a srovná. Podsyp v místě odvodňovacího žlabu bude odebrán do požadované hloubky a rozprostřen do prohlubní a do míst, kde se nachází nerovnosti. 6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 6.1 Přípravné práce Tabulka 10: Personální obsazení odstranění křovin a stromů Povolání Počet osob Kvalifikace Vedoucí čety = mistr 1x Zkušenosti s likvidací zeleně Pomocný dělník 4x Poučení 6.2 Výkopové práce Tabulka 11: Personální obsazení výkopy, podsyp, zásypy Povolání Počet osob Kvalifikace Mistr = vedoucí čety 1x Vzdělání SOU výuční list, minimálně 10 let praxe v oboru Geodet 1x Oprávnění pro zeměměřičskou činnost, maturita Asistent geodeta 2x Poučení Řidič sklápěče 4x Řidičský průkaz typu C Obsluha rypadla 1x Průkaz strojníka Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 6364 Technologický předpis zemní práce Kapitola 4.1 Obsluha nakladače 1x Průkaz strojníka Pomocný dělník 5x Poučení 7. STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 7.1 Stroje 1x Rypadlo Zeppelin M320F 4x Nákladní automobil typu sklápěč Tatra T158-8P5R x Smykem řízený nakladač Bobcat S510 1x Obousměrná vibrační deska Honda APR Nářadí 1x Digitální teodolit Nikon NE-103 1x Řetězová pila 1x Křovinořez 1x Vibrační pěch ACR 60 1x Vibrační válec AMMANN ARW 65 Sekery, lopaty, kladiva, palice, stavební kolečka, rýče, měřící pásma, metr, olovnice, dlouhá vodováha, ruční pila na dřevo, lajnovačka, kleště 7.3 Pomůcky BOZP Ochranná přilba, ochranné brýle, ochranná sluchátka, pevná pracovní obuv, pracovní oděv, pracovní rukavice, reflexní vesty, 8. KONTROLA Kontrolní a zkušební plán a podrobný popis všech kontrol je popsán v kapitole 7.1. Kontrolní a zkušební plán - zemní práce. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 6465 Technologický předpis zemní práce Kapitola Vstupní kontrola Vstupní kontrola se zabývá kontrolou předávané projektové dokumentace, připravenosti staveniště, stavebního povolení apod. Před zahájením bude zkontrolován inženýrskogeologický průzkum, inženýrské sítě, přípojná místa a technický stav strojů. 8.2 Mezioperační kontrola V rámci průběhu zemních prací se bude kontrolovat výšková úroveň terénních úprav a zařízení staveniště. Dále se kontroluje přesnost vytyčení základů a šachty. Kontrola a rovinatost svahování a zabezpečení výkopu. Po provedení zásypů a podsypu se kontroluje následné zhutnění a tloušťka podkladové vrstvy. Průběžně se kontroluje soulad s inženýrsko-geologickým průzkumem. 8.3 Výstupní kontrola Kontrolují se výsledné odchylky polohy, výšky a tvaru podle projektové dokumentace. Bude vyhodnocen celkový průběh zemních prací a srovnán s projektem. 9. BOZP Během prací je nutné dodržovat všechnu platnou legislativu z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví: Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi; Nařízení vlády č. 362/2005 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nebezpeční pádu z výšky nebo do hloubky; Nařízení vlády 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. A 189/2008 Sb.; Nařízení vlády 101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí; Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; Tato část je podrobně rozepsána v samostatné kapitole 8 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 6566 Technologický předpis zemní práce Kapitola Ekologie Stavební pozemek se nachází v zastavěné oblasti. Za předpokladu správného provedení technologického celku se nepředpokládá negativní dopad prací na životní prostředí. Lokalita leží mimo ochranná pásma vodních zdrojů a vliv na vzdálenější zdroje vody je zanedbatelný. Okolí nesmí být během výstavby nadměrně vystavováno negativním vlivům. Všechny stroje budou po celou dobu v řádném technickém stavu a tím se zamezí úniku ropných látek do podloží. Při výjezdu ze staveniště budou auta očištěna pomocí mycí linky na podvozky automobilů. Nádrže se znečištěnými látkami se budou pravidelně vyvážet. Pracovní doba bude omezena nočním klidem. V době, kdy budou stroje odstaveny, bude jejich motor vypnut. Důležité je zamezení prašnosti v průběhu výstavby. Nadměrné prašnosti se můžeme zbavit například kropením vodou. S odpady bude nakládáno dle zákona 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky Ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb., která určuje Katalog odpadů. Tabulka 12: Výpis odpadů procesu zemní práce Kód Název odpadu Kategorie Způsob likvidace Dřevo O Sklo O Plasty O Zemina a kamení O Směsné stavební a demoliční O 2 odpady Směsný komunální odpad O 1 Nakládání s odpadem: 1 Likvidace odpadu ve spalovně 2 Odvoz na skládku ZEPIKO spol. s r.o. - pískovna Oblekovice, Znojmo 5 Oblekovice Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 6667 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION MANAGEMENT 4.2 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS VRTANÉ PILOTY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR TOMÁŠ KOUSAL Ing. MARTIN MOHAPL, Ph.D. BRNO68 Technologický předpis vrtané piloty Kapitola 4.2 OBSAH: 1. Obecné informace 1.1 Obecné informace o stavbě Obecné informace o procesu Materiály, doprava a skladování 2.1 Materiály Doprava Primární Sekundární Skladování Převzetí pracoviště Pracovní podmínky 4.1 Klimatické podmínky Vybavenost staveniště Pracovní postup 5.1 Vytyčení pilot Vrtání pilot Osazení armokošů Betonáž piloty Úprava hlavy piloty Bednění hlavic Osazení armokošů hlavic Betonáž hlavic Odbednění hlavic Zásypy základových hlavic Personální obsazení Stroje a pracovní pomůcky 7.1 Stroje Nářadí Pomůcky BOZP Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 6869 Technologický předpis vrtané piloty Kapitola Kontroly 8.1 Vstupní kontrola Mezioperační kontrola Výstupní kontrola BOZP Ekologie Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 6970 Technologický předpis vrtané piloty Kapitola OBECNÉ INFORMACE 1.1 Obecné informace o stavbě Název stavby: Bytový dům Znojmo Místo stavby: k.ú. Znojmo město parc.č. 2092/1, 2092/18, 5413, 5415/1 Kraj: Jihomoravský Investor: Družstvo PLUS, družstvo, Dobšická 3580/17, Znojmo Projektant: FUNDOS spol s.r.o, Jahodová 58, Brno Účel stavby: Stavba řeší novostavbu bytového domu. Účel užívání stavby je zaměřen na trvalé bydlení a další doplňkové funkce bydlení (odstavování, parkování OA, uskladnění předmětů atd.). 1NP a 2.NP je převážně vyhrazeno pro obchodní účely. Členění stavby: Budova je sedmipatrová o jednom podzemním a šesti nadzemních podlažích. Je tvořena sloupovým monolitickým částečně bezprůvlakovým skeletem. Páté a šesté podlaží je navrženo jako částečně ustupující. Střecha je navržena plochá. Nenosné výplňové zdivo je tvořeno systémem Porotherm. 1.2 Obecné informace o procesu Objekt bytového domu je založen na velkoprůměrových vrtaných pilotách. Jejich profily jsou 630, 900 a 1200 mm. Pod více zatíženými sloupy je navržena ŽB hlavice s dvěma kusy podpůrných pilot. Na pilotách, resp. roznášecí hlavici je navržena železobetonová deska. Piloty budou vrtané z pilotové roviny na úrovni -3,55 m. Piloty jsou železobetonové, betonované na místě. Piloty jsou z betonu C25/30 - XC2 Cl 0.4 Dmax 16mm S4. Aby byla zajištěna únosnost, budou vrtány do žulového podloží. Roznášecí hlavice (v rozpočtu označené jako patky) jsou navrženy ve vnitřní části skeletu. Patka má tvar obdélníku a rozměry 1,4 m x 2,7 m x 1 m (š, d, h). Hlavice je tvořena betonem C30/37 XA2, XD1, XF1 Cl 0.2 Dmax 22 S4. Podpůrnou konstrukci tvoří dvě piloty o průměru 900 mm. Tyto piloty mají sníženou hlavu na výškovou úroveň -4,150 m. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 7071 Technologický předpis vrtané piloty Kapitola 4.2 Obrázek 27: Roznášecí hlavice Piloty P13-P16 jsou navrženy pod výtahovou šachtou. Výšková úroveň těchto pilot je na kótě -4,750 m. Piloty budou prováděny dle přiloženého výkresu (výkres č. 6 Pořadí vrtání pilot piloty 630, 1200 mm; výkres č. 7 Pořadí vrtání pilot piloty 900 mm). Po vyvrtání vrtu se do něj osadí armokoš a pilota se zabetonuje. Po dostatečném zatuhnutí se může přejít ke zhotovení základových hlavic. Zemina v místě patek se vykope a tím vznikne dostatečné místo pro hlavici a její bednění. Do bednění se provede výztuž a takto vzniklá konstrukce se zabetonuje. 2. MATERIÁLY, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 2.1 Materiály Tabulka 13: Potřeba betonu C25/30 - XC2 Cl 0.4 Dmax 16mm S4 pro piloty Piloty Délka celkem [m] Objem betonu [m 3 ] Objem zeminy z pilot x nakypření 1,2 [m 3 ] Objem betonu + ztratné 3% [m 3 ] Průměr ,0 34,65 35,69 mm Průměr ,0 166,50 171,50 mm Průměr 29,5 35,40 36, mm Celkem 236,55 309,05 243,65 Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 7172 Technologický předpis vrtané piloty Kapitola 4.2 Tabulka 14: Tab. 7 Potřeba betonu C30/37 XA2, XD1, XF1 Cl 0.2 Dmax 22 S4 pro hlavice Hlavy pilot Rozměry [m] Objem betonu [m 3 ] Objem betonu + ztratné 3% [m 3 ] 8 ks 2,7x1,4x1 30,24 31,15 Výztuž pro piloty je na staveniště dodávána v podobě svařovaných armokošů z betonářské oceli B500B. Tabulka 15: Potřeba výztuže pro piloty Armokoš Počet Hmotnost Celkem A 10 80,18 801,8 B , ,72 B , ,37 C 4 204,54 818,16 Celkem 5563,08 kg Tabulka 16: Potřeba výztuže pro hlavice Hlavice Hmotnost v 1ks Celkem , ,32 kg Pro bednění hlavic pilot, které slouží k roznášení vyššího zatížení, se použije systémové bednění od firmy Doka s.r.o. Tabulka 17: Bednění roznášecích hlavic o rozměru 2,7x1,4x1,0 (š, d, v) Název prvku Rozměry Kód Ks/1hlavice Ks 8 hlavic Rámový prvek Frami Xlife 0,9x1, Rámový prvek Frami Xlife 0,6x1, Vnější roh Frami 1, Svorka Frami Srovnávací upínač Frami Vyrovnávací opěra Frami Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 7273 Technologický předpis vrtané piloty Kapitola 4.2 Expreskotva Doka 16x Obrázek 28: Bednění roznášecí hlavice Piloty budou pažené pouze do hloubky 2 m. 2 m pod terénem se nachází únosné podloží, které již není třeba pažit. Tabulka 18: Pažnice Průměr vnitřní Délka [m] Kusů 630 mm 2, mm 2, mm 2,0 28 Další materiál: Odbedňovací přípravek Distanční plastové kroužky Vyrovnávací latě Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 7374 Technologický předpis vrtané piloty Kapitola 4.2 Tabulka 19: Tabulka pilot Číslo piloty Profil pilot Délka pilot Hlava pilot Armokoš pilot Úroveň vrtání Délka vrtu celkem Poznámka - pořadí vrtaných pilot ( - ) ( mm ) ( m ) ( m ) ( - ) ( m ) ( m ) ( - ) P ,50-3,450 A -3, P ,00-3,450 A -3, P ,50-3,450 C -3, P ,00-3,450 A -3, P ,00-3,450 C -3, P ,00-3,450 A -3, P ,00-3,450 B1-3, P ,00-3,450 A -3, P ,50-3,450 B1-3, P ,50-3,450 C -3, P ,50-3,450 C -3, P ,00-4,150 B -3, P ,00-4,150 B1-3, P ,00-4,750 B1-3, P ,50-4,750 A -3, P ,00-4,750 B1-3, P ,00-4,150 B -3, P ,00-4,150 B -3, P ,00-3,450 B1-3, P ,00-3,710 B1-3, P ,50-4,150 B -3, P ,50-4,150 B -3, P ,50-4,150 B -3, P ,50-4,150 B -3, P ,00-4,150 B -3, P ,00-3,750 B1-3, P ,00-3,450 A -3, P ,00-3,450 B1-3, P ,00-3,450 B1-3, P ,50-3,450 B1-3, P ,00-3,450 A -3, P ,00-3,450 A -3, P ,00-3,450 A -3, a 900 7,00-4,150 B -3, a 900 6,00-4,750 B1-3, b 900 6,00-4,750 B1-3, a 900 6,00-4,150 B -3, a 900 6,00-4,150 B -3, a 900 6,50-4,150 B -3, a 900 6,50-4,150 B -3, a 900 6,50-4,150 B -3, a 900 6,50-4,150 B -3, a 900 7,00-4,150 B -3, Celkem délka pilot: 275,50 m, Objem vytěžené zeminy z vrtu: 257,547 x nakypření 1,2 = 309,048 m 3. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 7475 Technologický předpis vrtané piloty Kapitola Doprava Primární Vrtná souprava Bauer BG12 H bude na staveniště dopravena pomocí podvalníku Goldhofer STZ-L 5 A F2, který bude tažený tahačem Scania R500 6x4. Armokoše budou dopraveny na nákladním automobilu DAF s hydraulickou rukou. Doprava bednění, pažnic, vrtných nástrojů a betonovacích trub bude zajištěna rovněž tímto vozidlem. Čerstvý beton se na staveniště doveze pomocí autodomíchávače Schwing Stetter Basic Line, AM 10 C. Vytěžená zemina bude odvezena na skládku třístrannými sklápěči Tatra T158-8P5R Sekundární Armokoše na staveništi budou převáženy pomocí nákladního automobilu s hydraulickou rukou. Hydraulickou rukou bude armokoš přesunut z valníku přímo do vrtu. Ocelové pažnice a vrtné nástroje budou také přepravovány tímto vozem. Ocelové pažnice budou instalovány za pomocí pažícího zařízení vrtné soupravy. Tímto zařízením budou po betonáži z vrtu vytahovány. Vytěžená zemina z vrtů bude odebrána pomocí vrtné soupravy. Ze šneku bude oklepávána na třístranný sklápěč Tatra T158. Zbytek zeminy bude nakládán nakladačem Bobcat S510. Beton se do vrtu dopraví pomocí sypákových rour. V místech, kam nebude moci domíchávač přijet, se použije čerpadlo betonu PULSAR P 260. Bednění bude převáženo kolečky nebo přeneseno ručně přímo k hlavicím. 2.3 Skladování Vrtné nástroje a ocelové pažnice budou skladovány na zpevněné, odvodněné skládce. Bednění monolitických patek bude skladováno také na zpevněné skládce. Materiál, který podléhá korozi, musí být položen na dřevěných prokladcích, případně zakryt proti vlivům deště. Drobný materiál (součásti pro bednění patek, kolíky, hřebíky, lopatky) a elektrické nástroje (bourací kladivo, ponorný vibrátor) budou skladovány v krytém uzamykatelném skladu. Beton se bude dovážet na stavbu těsné před betonáží autodomíchávači. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 7576 Technologický předpis vrtané piloty Kapitola PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ Při předání pracoviště musí být dokončeny všechny stavební práce spojené s hloubením hlavní figury stavební jámy. Předává se pilotovací rovina, která se nachází ve výšce - 3,55 m a je zhutněná štěrkodrtí. Dále je to hlavní polohová čára a hlavní výškové body, vytyčené inženýrské sítě, projektová dokumentace, skladovací plochy pro materiál, deponii zeminy, zařízení staveniště a odběrná místa vody a elektrické energie. Pracoviště převezme stavbyvedoucí nebo jiná pověřená osoba zhotovitele od technického dozoru investora a bude vyhotoven zápis do stavebního deníku. 4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 4.1 Klimatické podmínky Ideální podmínky pro vrtné práce se pohybují v rozmezí C. za vyšších teplot je třeba pracovníky chránit proti dehydrataci dostatečným dodržováním pitného režimu a pracovními přestávkami. Za nižších teplot se budou podávat teplé nápoje a zaměstnanci budou dostatečně oblečení. Práce nemohou probíhat v případě dlouhotrvajících dešťů, kdy dochází k rozmělnění terénu a zabořují se stavební stroje. V případě viditelnosti nižší než 30 m se práce zastaví. Práce vrtné soupravy nemůže pokračovat, pokud bude rychlost větší než 20 km/h. Manipulace se zavěšeným břemenem je omezena rychlostí větru 8 m/s. Pro betonáž pilot nesmí být teplota nižší než 5 C. V případě nižší teploty je nutné upravit složení betonu přísadami, případně počkat až se oteplí. Beton musí být během zrání ošetřovaný a chráněný před rychlým vysoušením teplem (platí hlavně pro hlavice). Při teplotě nad 30 C musí být beton rosen, aby nedošlo k jeho nadměrnému vysychání a to po dobu 3 dnů. Ochrana před vysoušením se dá zajistit překrytím fólií. Fólii je nutné použít i při dešti nebo sněžení, aby nedocházelo k odplavování částic betonu. 4.2 Vybavenost staveniště Staveniště bude oploceno plotem o výšce 2,0 m. Bude vybaveno objekty: Kancelář stavbyvedoucího, vrátnice, hygienické zázemí, šatna, uzamykatelný sklad na pomůcky, osvětlení umístěné na staveništních buňkách, zpevněná odvodněná skládka, mycí linka na podvozky automobilů a kontejner na ukládání odpadu. Dodávka vody bude zajištěna Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 7677 Technologický předpis vrtané piloty Kapitola 4.2 připojením na vodovod. Elektrická energie se bude odebírat z hlavního stavebního rozvaděče. Všichni pracovníci budou proškoleni o BOZP a o provozu na staveništi. Zároveň budou seznámeni s projektovou dokumentací a technologickým postupem práce. Poučení pracovníci se podepíší do samostatného protokolu. 5. PRACOVNÍ POSTUP 5.1 Vytyčení pilot Na staveništi budou geodetem vytyčeny polohy středů všech 43 pilot. Tyto body budou označeny kolíky nebo kusem betonářské výztuže o délce 0,5 m. Do podloží budou zaraženy na dostatečnou délku, aby nehrozilo jeho posunutí nebo vytrhnutí. Osa pilot bude zároveň určena kolíky, které se rozmístí před vrtáním 1-2 m od vzdálenosti středu piloty, aby se dala poloha budoucí piloty snadno určit. 5.2 Vrtání pilot Vrty pro piloty se budou provádět rotační technologií. Přes nesoudržné vrstvy písku budou vrty paženy spojovatelnou ocelovou pažnicí. Vrtací zařízení soupravy Bauer BG 12 H bude zaměřeno na střed vytyčeného bodu. Hydraulické zařízení bude ve svislé poloze. Svislá poloha bude kontrolována pomocí vodováhy, aby byl vrt dokonale svislý. Většina vrtů bude pažených, proto bude na vrtnou soupravu napojena pažnice, která se bude do země zavrtávat spolu se šnekem. Nejprve proběhne vyvrtání vrtů průměru 630 mm. Jsou to piloty s čísly P01, P02, P04, P15, P06, P08, P33, P32, P31 a P27. Všechny vrty budou pažené po část průběhu vrtu. Pažení ocelovou pažnicí je provedeno do úrovně -5,400 m. Pod touto úrovní se nachází zvětralé žulové podloží, které již není třeba pažit (viz výkres č. 8 Řez terénem, Obrázek 30: Řez terénem). Hlava pilot se nachází v úrovni 3,45 m, 100 mm nad úrovní podsypu ze štěrkodrti. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 7778 Technologický předpis vrtané piloty Kapitola 4.2 Obrázek 29: Řez terénem Délka vrtů je určena Tabulkou 19: Tabulka pilot. Piloty s hlavou na kótě -4,750 se nacházejí v budoucí výtahové šachtě. Jelikož se budou vrtat ze stejné pilotovací roviny, je třeba délku vrtu prodloužit o rozdíl mezi úrovněmi -3,550 a -4,750 viz Obrázek 31: Úrovně vrtání pilot. Při zavrtání se pracovníci vzdálí nejméně 6 m od soupravy. Další průměr vrtaných pilot bude 1200 mm. Jedná se o piloty s číslem P03, P05, P10 a P11. Všechny vrty budou pažené ocelovou pažnicí o délce 2 m. Hlava pilot se nachází v úrovní -3,55 m. Po poslední výměně vrtáku se provedou piloty průměru 900 mm. Pilot průměru 900 mm je nejvíce. Piloty 13, P14b, P14 a P14 mají kótu hlavy v úrovni -4,150 m. Délku vrtu je nutné opět prodloužit podle Tabulky 19: Tabulka pilot. Piloty pod roznášecími hlavicemi mají také průměr 900 mm. Hlava piloty se nachází v úrovni -4,150 m. Pořadí vrtaných pilot je přesně určené podle výkresů (výkres č. 6 Pořadí vrtání pilot piloty 630, 1200 mm; výkres č. 7 Pořadí vrtání pilot piloty 900 mm). Pořadí musí být určeno z důvodu blízkého umístění pilot u sebe. Zemina by mohla napadat do vedlejšího vrtu a tímto pilotu znehodnotit. Vrtání bude končit vyvrtáním dvou pilot u sjezdu do stavební jámy. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 7879 Technologický předpis vrtané piloty Kapitola 4.2 Obrázek 30: Úrovně vrtání pilot Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 7980 Technologický předpis vrtané piloty Kapitola 4.2 Více informací o pořadí pilot se nachází v kapitole 9. Jiné zadání: Založení objektu na pilotách. Při průběhu vrtání se bude materiál odstraňovat z vrtu pomocí vrtného šneku. Po vytáhnutí šneku se zemina odstraní kroutivým trhaným pohybem na korbu nákladního automobilu Tatra T158. Zbylá zemina se naloží nakladačem Bobcat S510. V průběhu vrtání musí být přítomen geolog, který bude kontrolovat soulad vytěžené horniny s inženýrsko-geologickým průzkumem. Případné nesouvislosti musí být ihned nahlášeny a případně propočítány v opravných výpočtech. Pokud nebude možné pilotu dokončit ve stejném dni, musí být zbylá délka piloty rovna dvojnásobku průměru piloty. Dokončení proběhne další pracovní den. Vrtná souprava musí pracovat na vodorovném povrchu. V případě rozježdění podsypu je třeba jej vyrovnat nebo zabezpečit správnou polohu vrtné soupravy podložením. 5.3 Osazení armokošů Po provedení kontrol vrtu se provede začištění dna 2-3 návrty čistící šapou s rovným dnem. Armokoš bude do vrtu osazen hydraulickou rukou přímo z nákladního automobilu DAF. Správná poloha armokoše bude zajištěna distančními vložkami, které budou umístěny po obvodu armokoše v intervalech 3 m. Betonáž bude následovat co nejdříve po vrtání. 5.4 Betonáž piloty Betonáž pilot se provede betonovou směsí dovezenou z firmy TRANSBETON s.r.o. - betonárna Znojmo. Betonáž se provede za pomocí sypákové roury. Sypáková roura má vnitřní průměr min. 200 mm, zároveň musí být větší než osminásobek největší frakce kameniva v betonu 8x16=128 mm. Platí větší z hodnot. Může se ve vrtu volně pohybovat. Beton nesmí narážet do stěn vrtu a na armokoš. Sypáková roura a násypka se zaplní betonem a zdvihne se o mm. Beton se průběžně doplňuje do násypky a plní pilotu. Ústí bude vždy ponořeno minimálně 2 m pod hladinou betonu. Když beton dosáhne úrovně splňující výšku shozu 1,5 m, bude roura vytažena a očištěna. Zbytek betonáže se provede přímo ze skluzu autodomíchávače. V případě, že nebude v okolí dostatečný manipulační prostor pro autodomíchávač, se k betonáží využije čerpadlo betonu PULSAR P 260. Hlava piloty se přebetonuje o 0,3 m. Při provádění zemních Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 8081 Technologický předpis vrtané piloty Kapitola 4.2 výkopových prací se toto přebetonování odstraní. Tímto bude dosaženo toho, že v hlavě piloty bude čistý a zdravý beton. Piloty budou betonovány do různých hloubek dle Tabulky 19: Tabulka pilot. Piloty v úrovní výtahové šachty budou vybetonovány na hloubku -4,750 m a přebetonovány o 0,300 m. Jedná se o piloty: P13, P14, P15, P16, P14a, P14b. Hloubka betonu v pilotě se změří olovnicí. Některé piloty průměru 900 mm budou betonovány do hloubky -4,150 m. Jedná se o piloty: P12, P17, P21, P22, P23, P24, P25, P12a, P17a, P18a, P21a, P22a, P23a, P24a, P25a. Na těchto pilotách se po následujících výkopových pracích vybetonuje roznášecí hlavice. Betonáž pilot musí probíhat plynule a bez přerušení, aby byl zajištěn kvalitní a celistvý beton v pilotě. Okamžitě po betonáži se musí vytáhnout výpažnice. Musí být zabráněno povytažení armokoše. Při vytahování pažnice se bude sledovat hladina betonu v prostoru, který pažnice zaujímala. Hlava piloty bude řádně přebetonována, aby po vytažení pažnice neklesla pod projektovou úroveň. 5.5 Úprava hlavy piloty Po zatvrdnutí betonu budou provedeny výkopy pro hlavice. Informace o tomto procesu se nachází v kapitole 4.1 Technologický předpis zemní práce. Po provedení výkopů budou upraveny hlavy pilot odbouráním přebetonované výšky, aby se na ně mohly umístit hlavice. Při odbourávání se musí dávat pozor na vyčnívající výztuž, která bude později součástí hlavice. Výztuž se nesmí znehodnotit nebo výrazně ohnout. 5.6 Bednění hlavic Bednění pro hlavice bude zhotoveno z prvků systémového bednění Doka. Bednění jedné hlavice bude provedeno z: Rámový prvek Frami Xlife 0,9x1,2x1,2-8 ks Rámový prvek Frami Xlife 0,6x1,2x1,2-2 ks Vnitřní roh Frami 1,2-4 ks Vnější roh Frami 1,2-2 ks Svorka Frami - 18 ks Srovnávací upínač Frami - 6 ks Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 8182 Technologický předpis vrtané piloty Kapitola 4.2 Vyrovnávací opěra Frami ks Expreskotva Doka 16x125-6 ks Bednění bude správně uloženo ve vykopané šachtě. Vykopaná šachta je rozšířena o 0,6 m na každou stranu pro montáž bednění a umístění vyrovnávacích opěr. Bednění bude přesahovat o 0,2 m nad úroveň terénu. Bednění bude opatřeno odbedňovacím přípravkem, který bude nanesen pomocí rozprašovače na každou část bednění, přicházející do styku s betonem. Nanesení přípravku musí proběhnout před osazením výztuže hlavice, aby nedošlo k nanesení přípravku na výztuž. 5.7 Osazení armokošů hlavic Hlavice pilot jsou navrženy hladké, bez vystupující výztuže. Armokoš bude do bednění dopraven nákladním automobilem s hydraulickou rukou. Vazači spojí armokoš se stykovací výztuží piloty. Bude zkontrolována jeho poloha a dodržení krycí vrstvy výztuže. 5.8 Betonáž hlavic Před betonáží se povrch hlavice natře přípravkem, který vytvoří adhezní můstek a dokonale tak spojí beton hlavice a piloty. Autodomíchávače Schwing Stetter Basic Line AM 10 C přijede do blízkosti pojízdného čerpadla. Beton bude čerpán do bednění hlavice. Betonujeme po vrstvách tloušťky 200 mm, které se ihned zhutní vysokofrekvenčním ponorným vibrátorem Enar M7 AFP. Horní povrch hlavice bude srovnán do roviny za pomocí vodováhy. 5.9 Odbednění hlavic Po betonáži hlavic musí být dodržena technologická přestávka 3 dny. Následně mohou být hlavice odbedněny. Odbednění se provádí opatrně, aby nebyl materiál poškozen. Po odbednění hlavic následuje zásyp prostoru v okolí patky. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 8283 Technologický předpis vrtané piloty Kapitola Zásypy základových hlavic Zásyp je blíže popsán v kapitole 4.1 Technologický předpis zemní práce, 5.4 Provedení obsypů železobetonových konstrukcí Zásypy budou prováděny nakladačem Bobcat S510. Zemina pro zásypy je umístěna na skládce. Následné zhutnění proběhne pomocí vibračního pěchu ACR PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ Tabulka 20: Personální obsazení Piloty Povolání Počet osob Kvalifikace Vrtmistr = vedoucí čety 1x Vzdělání SOU výuční list, minimálně 10 let praxe v oboru Geodet 1x Oprávnění pro zeměměřičskou činnost Strojník vrtné soupravy 1x Průkaz strojníka Řidič sklápěče 2x Řidičský průkaz typu C Obsluha nakladače 1x Průkaz strojníka Obsluha autodomíchávače 2x Řidičsky průkaz typu C, průkaz strojníka Obsluha tahače 1x Průkaz strojníka Vazač 2x Průkaz vazače Obsluha vibrátoru 1x Poučení Obsluha čerpadla 1x Poučení Pomocný pracovník 3x Poučení 7. Stroje a pracovní pomůcky 7.1 Stroje 1x Vrtná souprava Bauer BG 12 H 2x Nákladní automobil typu sklápěč Tatra T158-8P5R x Smykem řízený nakladač Bobcat S510 1x Nákladní automobil DAF s hydraulickou rukou 2x Autodomíchávač Schwing Stetter Basic Line, AM 10 C 1x Tahač Scania R500 6x4 + podvalník Goldhofer STZ-L 5 A F2 1x Čerpadlo betonu PULSAR P 260 Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 8384 Technologický předpis vrtané piloty Kapitola Nářadí 1x Vysokofrekvenční ponorný vibrátor s motorem v hlavici Enar M7 AFP 1x Digitální teodolit Nikon NE-103 1x Svářecí transformátor CEBORA 200 T COMBI 1x Elektrické kombinované kladivo Milwaukee KANGO Kango 950 Sekery, lopaty, kladiva, palice, stavební kolečka, rýče, měřící pásma, metr, olovnice, dlouhá vodováha, provázek, kbelíky, sada nářadí, štětky pro natření odbedňovacím přípravkem, zednická lžíce 7.3 Pomůcky BOZP Ochranná přilba, ochranné brýle, ochranná sluchátka, pevná pracovní obuv, pracovní oděv, pracovní rukavice, reflexní vesty, 8. KONTROLA Kontrolní a zkušební plán a podrobný popis všech kontrol je popsán v kapitole 7.2 Kontrolní a zkušební plán-vrtané piloty. 8.1 Vstupní kontrola Do kontroly se zahrnuje kontrola pracoviště a zvláště kontrola zemních prací. U nich se kontroluje předepsaná hloubka, rozměry, rovinatost a dodržení sklonu svahů. Dále se kontroluje provedení pilotovací roviny a stav pilotovací roviny, zda není rozbahněná nebo jinak poškozená. U vstupní kontroly se kontroluje dodaný materiál kvalita a množství. Kontrola probíhá dle dodacích listů a identifikačních údajů na štítcích. Dále se zhodnotí technický stav strojů. 8.2 Mezioperační kontrola Kontrola se zbývá správným technologickým postupem při práci a sledováním podmínek práce. Kontroluje se vytyčení jednotlivých středů pilot, pořadí, v jakém jsou piloty vrtány, svislost vrtného zařízení (dovolená odchylka 2% z délky vrtu), zda nedochází k borcení Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 8485 Technologický předpis vrtané piloty Kapitola 4.2 stěn vrtu piloty. Dále se zjišťuje, zda ve vrtu opravdu není hladina podzemní vody, jak určil dříve provedený inženýrsko-geologický průzkum. Postup armování pilot, správné krytí výztuže u hlavic i pilot a správná poloha výztuže vy vytvořeném vrtu. Průběžně jsou měřeny klimatické podmínky při práci. 8.3 Výstupní kontrola Kontrola kvality provedení hotové konstrukce. Poloha výsledných základů. Polohová odchylka svislé piloty v úrovní vrtání 1) e e max = 0,10 m pro vrtané piloty s d<1,0 m 2) e e max = 0,10 m pro vrtané piloty o 1,0 < d 1,5 m výška piloty s tolerancí +-25mm. Kontrola stykovací výztuže, na kterou bude navázána základová deska +100m, -50mm. Porovnávají se projektové předpoklady se skutečnými. Případné rozdíly se zpracují do projektové dokumentace. 9. BOZP Během prací je nutné dodržovat všechnu platnou legislativu z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví: Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi; Nařízení vlády č. 362/2005 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nebezpeční pádu z výšky nebo do hloubky; Nařízení vlády 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. A 189/2008 Sb.; Nařízení vlády 101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí; Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; Tato část je podrobně rozepsána v samostatné kapitole 8 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 8586 Technologický předpis vrtané piloty Kapitola Ekologie Stavební pozemek se nachází v zastavěné oblasti. Za předpokladu správného provedení technologického celku se nepředpokládá negativní dopad prací na životní prostředí. Lokalita leží mimo ochranná pásma vodních zdrojů a vliv na vzdálenější zdroje vody je zanedbatelný. Okolí nesmí být během výstavby nadměrně vystavováno negativním vlivům. Všechny stroje budou po celou dobu v řádném technickém stavu a tím se zamezí úniku ropných látek do podloží. Při výjezdu ze staveniště budou auta očištěna pomocí mycí linky na podvozky automobilů. Nádrže se znečištěnými látkami se budou pravidelně vyvážet. Pracovní doba bude omezena nočním klidem. V době, kdy budou stroje odstaveny, bude jejich motor vypnut. Důležité je zamezení prašnosti v průběhu výstavby. Nadměrné prašnosti se můžeme zbavit například kropením vodou. S odpady bude nakládáno dle zákona 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky Ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb., která určuje Katalog odpadů. Tabulka 21: Výpis odpadů procesu vrtané piloty Kód Název odpadu Kategorie Způsob likvidace Beton O Železo a ocel O Dřevo O Sklo O Plasty O Zemina a kamení O Směsné stavební a demoliční O 2 odpady Směsný komunální odpad O 1 Nakládání s odpadem: 1 Likvidace odpadu ve spalovně 2 Odvoz na skládku ZEPIKO spol. s r.o. - pískovna Oblekovice, Znojmo 5 Oblekovice Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 8687 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION MANAGEMENT 4.3 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS ZÁKLADOVÁ DESKA A ŠACHTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR TOMÁŠ KOUSAL Ing. MARTIN MOHAPL, Ph.D. BRNO88 Technologický předpis základová deska a šachta Kapitola 4.3 OBSAH: 1. Obecné informace 1.1 Obecné informace o stavbě Obecné informace o procesu Materiály, doprava a skladování 2.1 Materiály Doprava Primární Sekundární Skladování Převzetí pracoviště Pracovní podmínky 4.1 Obecné pracovní podmínky Pracovní podmínky procesu Pracovní postup 5.1 Výtahová šachta Bednění Podkladní beton Výztuž základové desky Betonáž základové desky Odbednění základové desky, vnější bednění Armování svislých konstrukcí Vnitřní bednění svislých konstrukcí Betonáž svislých konstrukcí Odbednění svislých konstrukcí z vnější strany Zásyp Základová deska Bednění základové desky Podkladní beton Výztuž základové desky Betonáž základové desky Odbednění Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 8889 Technologický předpis základová deska a šachta Kapitola Personální obsazení Stroje a pracovní pomůcky 7.1 Stroje Nářadí Pomůcky BOZP Kontroly 8.1 Vstupní kontrola Mezioperační kontrola Výstupní kontrola BOZP Ekologie Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 8990 Technologický předpis základová deska a šachta Kapitola OBECNÉ INFORMACE 1.1 Obecné informace o stavbě Název stavby: Kongresové centrum Znojmo Místo stavby: k.ú. Znojmo město parc.č. 2092/1, 2092/18, 5413, 5415/1 Kraj: Jihomoravský Investor: Družstvo PLUS, družstvo, Dobšická 3580/17, Znojmo Projektant: Excalibur-Projekt s.r.o., Chvalovice Hatě 183, Znojmo Účel stavby: Stavba řeší novostavbu bytového domu. Účel užívání stavby je zaměřen na trvalé bydlení a další doplňkové funkce bydlení (odstavování, parkování OA, uskladnění předmětů atd.). 1NP a 2.NP je převážně vyhrazeno pro obchodní účely. Členění stavby: Budova je sedmipatrová o jednom podzemním a šesti nadzemních podlažích. Je tvořena sloupovým monolitickým částečně bezprůvlakovým skeletem. Páté a šesté podlaží je navrženo jako částečně ustupující. Střecha je navržena plochá. Nenosné výplňové zdivo je tvořeno systémem Porotherm. 1.2 Obecné informace o procesu Předmětem tohoto technologického předpisu je provedení základové desky a konstrukcí nacházející se v místě výtahové šachty. Konstrukce jsou navrženy z betonu C30/37 XA2, XD1, XF1 Cl 0.2 Dmax 22 S4. Výztuž B 500B. Deska se nachází na podkladním betonu tloušťky 100 mm. V místě pilot nebude podkladní beton proveden. Pod podkladním betonem je zhutněná vrstva ze štěrkodrtě tl. 250 mm. Tato vrstva sloužila dříve jako pojezdová vrstva pro vrtnou plošinu. Základová deska bude uložena přímo na piloty, jejichž zhlaví bude očištěno. Základové konstrukce a obvodové stěny jsou tvořeny systémem bílá vana, proto budou všechny pracovní spáry opatřeny těsnícími pásy. V prvním kroku bude provedena konstrukce výtahové šachty a poté na ni naváže základová deska celého objektu. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 9091 Technologický předpis základová deska a šachta Kapitola MATERIÁLY, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 2.1 Materiály Tabulka 22: Materiál pro základovou desku a šachtu Materiál Množství Množství + ztratné 3% Beton C 30/37 pro základovou desku 211,37 m 3 217,71 m 3 Beton C 12/15 pro podkladní beton 64,73 66,67 m 3 Výztuž B500B ,1 kg ,5 kg Tabulka 23: Bednění základové desky Název prvku Rozměry [m] Kód Kusů celkem Rámový prvek Frami Xlife 0,45 x 3, Rámový prvek Frami Xlife 0,45 x 2, Svorka Frami Srovnávací upínač Frami Vyrovnávací opěra Frami Expreskotva Doka 16x Tabulka 24: Bednění prostoru v šachtě Název prvku Rozměry [m] Kód Kusů celkem Rámový prvek Frami Xlife 0,45 x 2, podkladní beton+deska Rámový prvek Frami Xlife svislé 0,9 x 1, kce Vnitřní roh Frami Vnější roh Frami Svorka Frami Srovnávací upínač Frami Vyrovnávací opěra Frami Expreskotva Doka 16x Odbědňovací přípravek, distanční kroužky s vláknobetonu, vyrovnávací latě, dřevěné hranoly Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 9192 Technologický předpis základová deska a šachta Kapitola 4.3 Poznámka: Objem betonu a množství výztuže je převzato z výkazu výměr, který tvoří samostatnou kapitolu bakalářské práce. 2.2 Doprava Primární V této fázi výstavby je cílem dopravit na staveniště materiál potřebný k realizaci monolitických konstrukcí. Jedná se především o výztuž, která bude dopravena z firmy Ferrum s.r.o. v Moravských Budějovicích. Doprava proběhne pomocí nákladního automobilu DAF s hydraulickou rukou. Beton bude dopraven pomocí autodomíchávače Schwing Stetter Basic Line, AM 10 C z firmy TRANSBETON s.r.o., Znojmo. Doprava bednění bude zajištěna rovněž nákladním automobilem DAF z firmy Doka s.r.o., případně vozidlem jejich firmy určeným k přepravě bednění Sekundární Přesun výztuže a bednění v rámci staveniště bude provádět hydraulická ruka nákladního automobilu. Ve stavební jámě se materiál přemístí ručně. Beton bude na místo dopraven pomocí autočerpadla Schwing S36 SX s dosahem ramene 32 m. Za autočerpadlem bude stát autodomíchávač, který bude dovážet beton z betonárny. 2.3 Skladování Materiál potřebný k realizaci etapy bude skladován na skládkách. Skládka armokošů se bude nacházet přímo na terénu stavební jámy, která bude zpevněná šterkodrtí. Skládka bednění bude rovněž ve stavební jámě, odkud bude pracovníky přímo odebíráno a použito k montáži. Spojovací prvky a drobný materiál bude uložen v uzamykatelném skladu, který tvoří jedna ze staveništních buněk. Výztuž bude v místě uložení chráněna proti klimatickým vlivům, aby nedošlo k jejímu narušení. Při skladování bude podložena dřevěnými hranoly. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 9293 Technologický předpis základová deska a šachta Kapitola PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ Při předání pracoviště musí být dokončeny pilotové základy objektu a musí být hotov podsyp ze štěrkodrtě, který se nachází pod podkladním betonem. Musejí být také hotovy roznášecí hlavice, na které se umístí základová deska. Podsyp bude zhutněn na E def,2=min. 20 MPa. Pracoviště bude převzato od čety provádějící hlubinné základy. Součástí převzetí bude předání projektové dokumentace. O předání staveniště bude vyhotoven samostatný předávací protokol a zápis do stavebního deníku. Přístup na staveniště vede z ulice Kosmákova. Inženýrské sítě se nacházejí mimo stavební pozemek (jsou zaznačeny ve výkresu situace), přípojky budou zbudovány nové. Přípojka elektrické energie bude zřízena z transformátoru stojícím před parcelou č. 2267/71 na rohu ulice. Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní síť a bude osazena vodoměrem. 4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 4.1 Obecné pracovní podmínky Staveniště bude oploceno plotem o výšce 2,0 m, které zamezí vniknutí cizích osob. Zároveň bude opatřeno uzavíratelnou a uzamykatelnou bránou. Pro stavební dělníky bude připraveno WC s umývárnou. K dispozici je také kancelář pro stavbyvedoucího, případně mistra. Drobné nářadí a stavební materiál bude skladován v uzamykatelném skladu. Poslední buňka slouží jako vrátnice. Všechny staveništní buňky jsou elektrifikovány. Elektřina bude napojena na stávající vedení protlakem pod komunikací. Hygienická buňka bude napojena na kanalizaci. Všichni pracovníci musí být proškoleni z BOZP a prohlášení o poučení podepsat do samostatného protokolu. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 9394 Technologický předpis základová deska a šachta Kapitola Pracovní podmínky procesu Ideální podmínky pro práci se pohybují v rozmezí C. za vyšších teplot je třeba pracovníky chránit proti dehydrataci dostatečným dodržováním pitného režimu a pracovními přestávkami. Za nižších teplot se budou podávat teplé nápoje a zaměstnanci budou dostatečně oblečení. Při teplotách nižších jak 5 C je třeba upravit složení betonu nebo předehřívat záměsovou vodu. Beton musí být ošetřován 2x denně při teplotách od 5 C do 25 C vodou. Při teplotě nad 30 C musí být beton rosen, aby nedošlo k jeho nadměrnému vysychání a to po dobu 3 dnů. Ochrana před vysoušením se zajistí fólií. V případě nižších teplot se také využije fólie. Manipulace se zavěšeným břemenem je omezena rychlostí větru 8 m/s a zároveň dohledností v místě pracoviště. V případě viditelnosti nižší než 30 m se práce zastaví. 5. PRACOVNÍ POSTUP 5.1 Výtahová šachta Bednění V prvním kroku proběhne montáž bednění pro základovou desku ve výtahové šachtě. Bednění je zhotovené z prvků systémového bednění Doka. Bednění bude uloženo na správném místě podle projektové dokumentace. Zabezpečení proběhne pomocí vyrovnávacích opěr a expreskotev. Bednění bude natřeno odbedňovacím přípravkem, který se nanese pomocí rozprašovače na každou část přicházející do styku s betonem. Aplikace proběhne před osazením výztuže, aby nedošlo k potřísnění. Obrázek 31: Výtahová šachta - bednění desky Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 9495 Technologický předpis základová deska a šachta Kapitola Podkladní beton Pod základovou desku ve výtahové šachtě se nachází podkladní beton třídy C12/15 tloušťky 100 mm. Podkladní beton bude dovezen autodomíchávačem z betonárny TRANSBETON s.r.o. Technologická pauza 3 dny Výztuž základové desky V následujícím kroku se provede osazení výztuže základové desky v šachtě. Výztuž bude osazena přesně podle projektové dokumentace. Tato činnost je provedena železáři Betonáž základové desky Základová deska má tloušťku 300 mm. Její bednění je již provedeno. Deska je navržena z betonu C30/37 XA2, XD1, XF1 Cl 0.2 Dmax 22 S4, který bude na staveniště dovezen autdomíchávačem z blízké betonárny. Beton bude do konstrukce dopraven autočerpadlem Schwing S36 SX. Po betonáží bude provedeno hutnění za pomocí ponorného vibrátoru Enar M7 AFP. Horní povrch se srovná vodováhou. Technologická pauza 3 dny Odbednění základové desky, vnější bednění svislých konstrukcí Po dostatečném vytuhnutí podkladního betonu bude bednění rozmontováno. Následovat bude montáž jednostranného bednění výšky 1,5 m po obvodu. Bednění bude spojeno svorkami Frami srovnáno několika kusy srovnávacích upínačů. Na vnější straně se umístí vyrovnávací podpěry, aby byla zajištěna stabilita Armování svislých konstrukcí Svislé konstrukce budou vyztuženy podle výkresu výztuže. Ke správnému uložení výztuže se použijí distančníky a další prvky zabezpečující její polohu. V dolní části bude osazen těsnící plech, který zabrání průsaku vody. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 9596 Technologický předpis základová deska a šachta Kapitola Vnitřní bednění svislých konstrukcí Vnitřní bednění bude zabezpečeno vyrovnávacími opěrami ukotvených pomocí expreskotev do základové desky. Zároveň bude bednění srovnáno pomocí srovnávacích upínačů, aby k sobě desky dokonale přilehly a nedocházelo k vytékání betonu. Obrázek 32: Výtahová šachta - bednění svislých konstrukcí Betonáž svislých konstrukcí Betonáž proběhne za pomocí autodomíchávače Schwing Stetter Basic Line, AM 10 C a autočerpadla Schwing S36 SX, které beton načerpá přímo do bednění. Hutnění bude probíhat za pomocí ponorného vibrátoru Enar M7 AFP po vrstvách. Technologická pauza 3 dny Odbednění svislých konstrukcí z vnější strany Po technologické pauza 3 dny se konstrukce mohou odbednit. Technologická pauza je závislá především na teplotě a klimatických podmínkách. Odbednění se provede opatrně, aby nebyl materiál poškozen. Bednění z vnitřní strany bude ponecháno, aby mohla být dokončena základová deska celého objektu. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 9697 Technologický předpis základová deska a šachta Kapitola Zásyp Zásyp je dále určen v kapitole 4.1 Technologický předpis zemní práce, 5.4 Provedení obsypů železobetonových konstrukcí 5.2 Základová deska Bednění základové desky Jednostranné bednění základové desky je tvořeno převážně rámovým prvkem Frami Xlife o rozměrech 0,45 x 3,0 m. Spojeno bude svorkami Frami a srovnávacími upínači. Z vnější strany budou umístěny vyrovnávací opěry pro roznos váhy čerstvého betonu. Bednění musí být opatřeno prostředkem pro odbednění do výšky budoucího betonu. Tento proces musí proběhnout před armováním, aby nedošlo k nanesení prostředku na výztuž Podkladní beton Pod základovou deskou je navržen podkladní beton tloušťky 100 mm. Jedná se o beton C12/15. Doprava je zajištěna autodomíchávačem Schwing Stetter Basic Line, AM 10 C. Celkové množství betonu je 66,67 m 3. Podkladní beton bude kladen na podsyp ze štěrkodrti. Hutnění se provede pomocí vibrační lišty Enar Huracan H. Technologická pauza 3 dny Výztuž základové desky Vyztužení je provedeno podle výkresu výztuže základové desky. Výztuž bude uložena v dolní a horní vrstvě a bude umístěna na distančních prvních. Vzdálenost prvků bude max. 0,5 m, aby nedošlo ke zdeformování oceli. V rámci vyztužení základové desky bude také osazen odvodňovací žlab. Výztuž bude spojena svařováním pomocí svářecího transformátoru CEBORA 200 T COMBI a bude dopředu naohýbána na požadované rozměry z armovny v Moravských Budějovicích. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 9798 Technologický předpis základová deska a šachta Kapitola 4.3 Obrázek 33: Osazení odvodňovacího žlabu Betonáž základové desky Po vyztužení a proběhnutých kontrolách vyztužování se může přejít k betonáži. Betonáž je provedena v tloušťce 300 mm na podkladní beton. Bude provedena betonáři, kteří mají k dispozici čerstvý beton dopravený pomocí autočerpadla a autodomíchávače. Objem betonu C30/37 XA2, XD1, XF1 Cl 0.2 Dmax 22 S4 je 217,71 m 3. Betonová směs bude řádně zhutněna pomocí ponorného vibrátoru a následně vibrační lištou. Technologická pauza 3 dny Odbednění Po betonáži je třeba udělat technologickou přestávku pro vytvrdnutí betonu v konstrukci. Odbední se vnitřní bednění ve výtahové šachtě a také vnější jednostranné bednění základové desky. Bednění se poté očistí a může se odvézt zpátky do půjčovny. 6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ Tabulka 25: Personální obsazení betonáž základové desky, výtahové šachty Povolání Počet osob Kvalifikace Mistr = vedoucí čety 1x Vzdělání SOU výuční list, minimálně 10 let praxe v oboru Betonář 4x Praxe s betonáží, používáním vibrátoru Obsluha autodomíchávače 2x Řidičský průkaz typu C, strojní průkaz Obsluha autočerpadla 1x Řidičský průkaz typu C, strojní průkaz Pomocný dělník 3x Poučení Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 9899 Technologický předpis základová deska a šachta Kapitola STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 7.1 Stroje 2x 1x 1x Autodomíchávač Schwing Stetter Basic Line, AM 10 C Autočerpadlo SCHWING S36 SX Nákladní automobil DAF s hydraulickou rukou 7.2 Nářadí 1x 1x 1x Vibrační lišta Enar Huracan H Vysokofrekvenční ponorný vibrátor s motorem v hlavici Enar M7 AFP Svářecí transformátor CEBORA 200 T COMBI Vrtačka, bednění, kladiva, štětky pro natření odbedňovacím přípravkem, zednická lžíce, ocelová hladítka, kbelíky, lopaty, metr, pásmo, tužky, kleště, vodováha, stavební kolečka, drát 7.3 Pomůcky BOZP Ochranná přilba, ochranné brýle, ochranná sluchátka, pevná pracovní obuv, pracovní oděv, pracovní rukavice, reflexní vesty 8. KONTROLA Kontrolní a zkušební plán a podrobný popis všech kontrol je popsán v kapitole 7.3 Kontrolní a zkušební plán základová deska a šachta. 8.1 Vstupní kontrola Při vstupní kontrole je důležitá kontrola dovezeného materiálu, jeho množství a kvalita. Kontrola probíhá dle dodacích listů a identifikačních údajů na štítcích. Dále se kontrolují zhotovené piloty z přechozí etapy a dokončené výkopy pro základovou šachtu. Podklad ze štěrkodrti musí být dobře vyrovnaný a nesmí v něm být prohlubně. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 99100 Technologický předpis základová deska a šachta Kapitola Mezioperační kontrola V této kontrole se kontroluje poloha bednění a jeho rozmístění. Dále natření bednění odbedňovacím přípravkem. Bednění musí být pevně ukotvené. Výztuž základové desky a svislých konstrukcí musí mít správné přesahy a bude dobře svázána či svařena. Beton ve všech konstrukcích musí být zhutněn. Po vybetonování se materiál ošetřuje dle klimatických podmínek po dobu jeho zrání. Na závěr se kontrolují odbedňovací práce a nakládání s bedněním. 8.3 Výstupní kontrola Kontrolují se výsledné odchylky polohy, výšky a tvaru základové desky a svislých konstrukcí podle projektové dokumentace. Vyzrálý beton nesmí obsahovat dutiny. Max. povolená odchylka základové desky je výškově +-50 mm. Odchylka stěny ve výtahové šachtě je +-15 mm. Vodorovná vzdálenost stěn v šachtě maximálně mm. 9. BOZP Během prací je nutné dodržovat všechny platnou legislativu z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví: Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi; Nařízení vlády č. 362/2005 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nebezpeční pádu z výšky nebo do hloubky; Nařízení vlády 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. A 189/2008 Sb.; Nařízení vlády 101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí; Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; Tato část je podrobně rozepsána v samostatné kapitole Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 100101 Technologický předpis základová deska a šachta Kapitola Ekologie Stavební pozemek se nachází v zastavěné oblasti. Za předpokladu správného provedení technologického celku se nepředpokládá negativní dopad prací na životní prostředí. Lokalita leží mimo ochranná pásma vodních zdrojů a vliv na vzdálenější zdroje vody je zanedbatelný. Okolí nesmí být během výstavby nadměrně vystavováno negativním vlivům. Všechny stroje budou po celou dobu v řádném technickém stavu a tím se zamezí úniku ropných látek do podloží. Při výjezdu ze staveniště budou auta očištěna pomocí mycí linky na podvozky automobilů. Nádrže se znečištěnými látkami se budou pravidelně vyvážet. Pracovní doba bude omezena nočním klidem. V době, kdy budou stroje odstaveny, bude jejich motor vypnut. Důležité je zamezení prašnosti v průběhu výstavby. Nadměrné prašnosti se můžeme zbavit například kropením vodou. S odpady bude nakládáno dle zákona 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky Ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb., která určuje Katalog odpadů. Tabulka 26: Výpis odpadů procesu základová deska a šachta Kód Název odpadu Kategorie Způsob likvidace Beton O Železo a ocel O Dřevo O Sklo O Plasty O Směsný komunální odpad O 1 Nakládání s odpadem: 1 Likvidace odpadu ve spalovně 2 Odvoz na skládku ZEPIKO spol. s r.o. - pískovna Oblekovice, Znojmo 5 Oblekovice Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 101102 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION MANAGEMENT 5 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR TOMÁŠ KOUSAL Ing. MARTIN MOHAPL, Ph.D. BRNO103 Technická zpráva zařízení staveniště Kapitola 5 OBSAH: 1. Obecné informace Obecný popis prací 2.1 Zemní práce Vrtané piloty Základová deska Zřízení zařízení staveniště Provozní zařízení staveniště 4.1 Oplocení Komunikace Sklady Skládky a odstavná stání Kancelář, šatna Koupelna, WC Vrátnice Mycí linka Hydroclar Kontejner na komunální odpad Přípojka elektrické energie Přípojka vody Výrobní zařízení staveniště 5.1 Staveništní Mimostaveništní Demontáž zařízení staveniště Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Ekologie Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 103104 Technická zpráva zařízení staveniště Kapitola 5 1. OBECNÉ INFORMACE Název stavby: Bytový dům Znojmo Místo stavby: k.ú. Znojmo město parc.č. 2092/1, 2092/18, 5413, 5415/1 Kraj: Jihomoravský Investor: Družstvo PLUS, družstvo, Dobšická 3580/17, Znojmo Projektant: FUNDOS spol. s.r.o,, Jahodová 58, Brno Účel stavby: Stavba řeší novostavbu bytového domu. Účel užívání stavby je zaměřen na trvalé bydlení a další doplňkové funkce bydlení (odstavování, parkování OA, uskladnění předmětů atd.). 1NP a 2.NP je převážně vyhrazeno pro obchodní účely. Členění stavby: Budova je sedmipatrová o jednom podzemním a šesti nadzemních podlažích. Je tvořena sloupovým monolitickým částečně bezprůvlakovým skeletem. Páté a šesté podlaží je navrženo jako částečně ustupující. Střecha je navržena plochá. Nenosné výplňové zdivo je tvořeno systémem Porotherm. 2. OBECNÝ POPIS PRACÍ 2.1 Zemní práce Předmětem procesu je provedení zemních prací. Zemní práce budou řešeny v několika etapách. Nejprve bude vyhloubena stavení jáma, po dokončení pilot se vykopou základové patky a hlína v místě výtahové šachty. Převýšení svahu od severozápadní po jihovýchodní část pozemku se pohybuje kolem 2 m. Před zahájením zemních prací se provede odstranění křovin s jejich následným spálením. Zemní práce budou řešeny jako nepažená stavební jáma v zeminách I. třídě těžitelnosti. Hloubka výkopu se pohybuje v rozmezí 1-3 m pod úroveň původního terénu. Hranice výkopu budou upraveny svahováním. Hodnota radonového indexu je nízká. Odkopaná zemina bude nakládána na nákladní automobily a bude odvezena na skládku ZEPIKO spol. s r.o. - pískovna Oblekovice. Zemina vhodná pro zásypy se ponechá na deponii v rámci staveniště. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 104105 Technická zpráva zařízení staveniště Kapitola Vrtané piloty Objekt bytového domu je založen na velkoprůměrových vrtaných pilotách. Jejich profily jsou 630, 900 a 1200 mm. Pod více zatíženými sloupy je navržena ŽB hlavice s dvěma kusy podpůrných pilot. Na pilotách, resp. roznášecí hlavici je navržena ŽB deska. Piloty budou vrtané z pilotové roviny na úrovni -3,55 m. Piloty jsou železobetonové, betonované na místě. Piloty jsou z betonu C25/30 - XC2 Cl 0.4 Dmax 16mm S4. Aby byla zajištěna únosnost, budou vetknuty do únosného podloží (žula). Roznášecí hlavice jsou navrženy ve vnitřní části skeletu. Hlavice má tvar obdélníku a rozměry 1,4 m x 2,7 m x 1 m (š, d, h). Je tvořena betonem C30/37 XA2, XD1, XF1 Cl 0.2 Dmax 22 S4. Pod patkami jsou dva kusy pilot o průměru 900 mm. Zdvojené piloty mají sníženou hlavu na výškovou úroveň -4,150 m. Piloty P13-P16 jsou navrženy pod výtahovou šachtou. Výšková úroveň těchto pilot je na kótě -4, 750 m. Piloty budou prováděny dle přiloženého výkresu (výkres č. 6 Pořadí vrtání pilot piloty 630, 1200 mm; výkres č. 7 Pořadí vrtání pilot piloty 900 mm). Po vyvrtání vrtu se do něj osadí armokoš a pilota se zabetonuje. Po dostatečném zatuhnutí se může přejít k zhotovení základových hlavic. Zemina v místě hlavic se vykope a tím vznikne dostatečné místo na pro hlavici a její bednění. Do bednění se provede výztuž a takto vzniklá konstrukce se zabetonuje. 2.3 Základová deska Předmětem procesu je provedení základové desky a konstrukcí nacházející se v místě výtahové šachty. Konstrukce jsou navrženy z betonu C30/37 XA2, XD1, XF1 Cl 0.2 Dmax 22 S4. Výztuž B 500B. Deska se nachází na podkladním betonu tloušťky 100 mm. V místě pilot nebude podkladní beton proveden. Pod podkladním betonem je zhutněná vrstvě ze štěrkodrtě tl. 250 mm. Tato vrstva sloužila dříve jako pojezdová vrstva pro vrtnou plošinu. Základová deska bude uložena přímo na piloty, jejichž zhlaví bude očištěno. Základové konstrukce a obvodové stěny jsou tvořeny systémem bílá vana, proto budou všechny pracovní spáry opatřeny těsnícími pásy. V prvním kroku se provede konstrukce výtahové šachty a poté na ni naváže základová deska celého objektu. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 105106 Technická zpráva zařízení staveniště Kapitola 5 3. ZŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ Zařízení staveniště bude zřízeno před zahájením všech prací na objektu. Po převzetí se zhotoví mobilní oplocení do výšky 2,0 m. Dále budou zřízeny další zařízení, jako jsou staveništní přípojky inženýrských sítí (voda, elektrická energie, kanalizace). Přivezeny budou také mobilní buňky, sloužící jako sociální a správní zázemí. Pro dimenzování zařízení staveniště předpokládáme maximální počet pracujících osob 12 + vedoucí pracovníky. Objekty zařízení staveniště jsou umístěny podle výkresu č. 1-3 Zařízení staveniště 4. PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ A OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 4.1 Oplocení Staveniště bude oploceno plotem do výšky 2,0 m. Oplocení je navrženo z přenosných dílců o délce 3,5 m. Dílce budou kotveny na betonových podstavcích. Vzájemné spojení proběhne pomocí šroubovacích spojek. Brána je tvořena dvěma plotovými poli, které se po skončení práce vzájemně spojí řetězem a zamknou se zámkem. Na oplocení se umístí výkryt tvořený plachtou, která slouží k pohlcení prachu a zároveň zlepšuje vizualizaci celé stavby. Oplocení bude tvořeno mobilním systémem TOITOI M200. V polovině staveniště se nachází stávající oplocení. Toto oplocení zůstane zachováno, ale vzhledem k jeho průhlednosti bude opatřeno stejným výkrytem jako u oplocení mobilního. Případné otvory se zadrátují a opraví kari sítí. Prvky oplocení: Plotové dílce M200-3,5 x 2,0 m - 32 ks Nosná patka - 33 ks Šroubovací spojka - 64 ks Výkryt průhledného oplocení - role 50m - 3 ks Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 106107 Technická zpráva zařízení staveniště Kapitola 5 Obrázek 34: Mobilní oplocení TOITOI M200 + výkryt [1] 4.2 Komunikace Komunikace na staveništi má šířku 6,0 m. V rámci jednoho pruhu je umístěna myčka na podvozky nákladních automobilů. Brána je tvořena dvěma plotovými poli, které se k sobě zamknou pomocí řetězu. Komunikace bude provedena z hrubého štěrku. Na komunikaci je dostatečný prostor pro parkování vozidel stavby, jako je např. nákladní automobil tatra, rypadlo, nakladač, ale také místo na osobní automobily. 4.3 Sklady Pro spodní stavbu bude zabezpečeno především skladování drobného materiálu a ručního nářadí. Nářadí a další materiál se uskladní ve skladovacím kontejneru LK1 od firmy TOITOI s.r.o. o velikosti 2,5 x 6,0 m. Kontejner se umístí na zpevněný povrch zeminy a musí splňovat rovinatost +-10 mm. Nerovnosti budou vyrovnány dřevěnými latěmi. Dovoz kontejneru zajišťuje výrobce pomocí nákladního automobilu s hydraulickou rukou. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 107108 Technická zpráva zařízení staveniště Kapitola 5 Technická data: šířka: mm délka: mm výška: mm Obrázek 35: Skladový kontejner LK1 [2] 4.4 Skládky a odstavná stání Skládky na staveništi budou užívány především pro uskladnění materiálu pro daný proces výstavby. Skládka zeminy- na skládce zeminy se umístí zemina, která bude využita pro následné zásypy Skládka výztuže- výztuž se uloží na povrchu terénu stavební jámy. Jáma je zpevněna štěrkodrti z procesu zemních prací Skládka bednění- bednění bude skladováno přímo ve stavební jámě. Do jámy se přemístí pomocí auta s hydraulickou rukou. Skládky pro materiál jsou vyznačeny ve výkresu zařízení staveniště pro jednotlivé etapy. Skladování jiných materiálů se nepředpokládá. Zásady skladování se nachází v kapitole 4 Technologické předpisy. Odstavná stání pro stavební stroje se nachází přímo na staveništní komunikaci. Na komunikaci je navrženo dostatek prostoru pro stání osobních automobilů. 4.5 Kancelář, šatna Jako kancelář stavbyvedoucího a mistra bude sloužit buňka BK1. Na staveništi jsou navrženy dvě buňky BK1 pro šatnu a kancelář. Kontejner bude umístěn na zpevněný povrch zeminy a musí splňovat rovinatost +-10 mm. Nerovnosti budou vyrovnány Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 108109 Technická zpráva zařízení staveniště Kapitola 5 dřevěnými latěmi. Dovoz kontejneru zajišťuje výrobce pomocí nákladního automobilu s hydraulickou rukou. Umístění kontejneru dle výkresu Zařízení staveniště. Technická data: šířka: m délka: mm výška: mm el. přípojka: 380 V/32 A Vnitřní vybavení: 1 x elektrické topidlo 3 x el. Zásuvka okna s plastovou žaluzií nábytek - stoly, židle, skříně, věšák Obrázek 36: Kancelář, šatna BK1 [3] 4.6 Koupelna, WC Na staveništi je navržen jeden sanitární kontejner SK1. Buňka je navržena jako druhá v řadě, aby mohla být napojena na blízké přípojky. Technická data: šířka: mm délka: mm výška: mm el. přípojka: 380 V/32 A přívod vody: 3/4" odpad: potrubí DN 100 Vnitřní vybavení: Obrázek 37: Kombi kontejner SK1 [4] 2 x elektrické topidlo 2 x sprchová kabina 3 x umyvadlo 2 x pisoár 2 x toaleta 1 x boiler 200 litrů Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 109110 Technická zpráva zařízení staveniště Kapitola Vrátnice Na staveništi je umístěna jedna vrátnice, která tvoří první buňku na staveništi. Jedná se o malou buňku, ve které se bude provádět evidence osob na staveništi. Technická data: šířka: mm délka: mm výška: mm, nebo mm el. přípojka: 380 V/32 A Vnitřní vybavení: 1 x elektrické topidlo Obrázek 38: Vrátnice [5] 4.8 Mycí linka Hydroclar Mycí linka je určena pro mytí podvozků a kol nákladních automobilů. Linka bude čistit vozy při výjezdu ze staveniště, aby nedocházelo ke znečištění komunikací. Výrobcem je firma Hydroclar s.r.o. Tabulka 27: Mycí linka Hydroclar [6] Rozměry mycí rampa šířka 3,5 m mycí rampa délka bez nájezdů min. 4,5 m vodní a kalové hospodářství 8 x 4 m Použité materiály mycí rampa ocelová konstrukce s povrchovou úpravou žárový zinek sedimentační nádrž beton nebo ocel akumulační nádrž beton nebo ocel Množství vody použité pro provoz litrů myčky Počet trysek Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 110111 Technická zpráva zařízení staveniště Kapitola 5 Instalovaný příkon čerpadlo mycí vody 3 kw 6 kw čerpadlo skrápění 1,1 kw Počet umytých aut maximálně aut za hodinu aut za 8 hodin Spotřeba elektrické energie na mytí 0,13 0,26 kwh/ 1 auto Množství vody použité pro umytí 1000 l/ na 1 auto Ztráty vody při mytí 25 litrů/ 1 auto Stupeň recyklace při mytí mytí 95 %, při mytí a současném skrápění nákladu je recyklace 90% Počet skrápěných aut maximálně 60 aut za hodinu Spotřeba elektrické energie na skrápění 0,025 kwh/ 1 auto 1,5 kwh/ hod. Množství vody použité pro skrápění 30 litrů/ 1 auto Ztráta vody při skrápění 30 litrů/ 1 auto Stupeň recyklace při skrápění při skrápění se voda do systému nevrací Obrázek 39: Mycí linka na podvozky nákladních automobilů [7] Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 111112 Technická zpráva zařízení staveniště Kapitola Kontejner na komunální odpad Na staveništi bude umístěn plastový kontejner o objemu 1100 l, který je určen pro komunální odpad. Kontejner je vyroben z materiálu odolnému vůči UV záření. Obrázek 40: Plastový kontejner 1100l [8] 4.10 Přípojka elektrické energie Staveništní přípojka bude nově vybudována na hranici pozemku. Povede od trafostanice u bytového domu č. 3 na rohu ulic Vildomcova-Kosmákova. Ve skříni se umístí elektroměr. Buňky budou napojeny pomocí kabelů v chráničkách. Rozvody ke stavebnímu rozvaděči jsou také chráněny chráničkami Přípojka vody Zdrojem vody bude nově vybudovaná vodovodní přípojka, která se napojí na stávající vodovod v ulici Kosmákova. Šachta bude kromě jiných armatur obsahovat vodoměr. Na staveništi jsou dvě odběrná místa sloužící k odběru vody. Jedno se nachází za buňkou vrátnice a druhé u mycí linky. Rozvody po staveništi budou chráněny proti poškození. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 112113 Technická zpráva zařízení staveniště Kapitola 5 5. Výrobní zařízení staveniště 5.1 Staveništní Výrobní staveništní zařízení staveniště není u spodní stavby bytového domu navrženo. 5.2 Mimostaveništní Za mimostaveništní zařízení staveniště považujeme plochy dodavatelských firem, které zabezpečují dodávku betonu, výztuže a armokošů na stavbu. Beton bude dodáván firmou TRANSBETON s.r.o. ze Znojma. Armokoše a výztuž budou dováženy z Moravských Budějovic firmou FERRUM s.r.o. 6. DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ Demontáž zařízení staveniště proběhne po ukončení vnitřní a vnější kompletace budovaného objektu. Po demontáži bude zbývat dokončit sadové úpravy v okolí objektu. Demontáž provede dodavatel stavebních buněk za pomocí automobilu s hydraulickou rukou. 7. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Za bezpečnost práce budou odpovídat vedoucí pracovníci. Pracovníci, podílející se na výstavbě budou seznámeni se zásadami bezpečnosti práce a vybaveni ochrannými pomůckami. Pracovníci musí dodržovat bezpečnostní předpisy a také technologické postupy jednotlivých prací. Veškeré práce budou prováděny dle platných ČSN, právních předpisů BOZP. Zároveň budou dodržovány předpisy při zajišťování bezpečnosti práce. Pro bezpečnost při práci při výstavbě platí: NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; Zákon č. 225/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 113114 Technická zpráva zařízení staveniště Kapitola 5 a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška č. 20/2012 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 8. EKOLOGIE Úniku ropných látek do podloží zabráníme řádným stavem stavebních strojů. Stroje se budou pravidelně kontrolovat a udržovat. Ve stavebních mechanizmech je dobré přednostně používat ekologicky šetrná mazadla a oleje. Při odstavení nebo parkování strojů pod automobil vložíme ocelovou vanu, která bude sloužit pro zachycení unikajícího odpadu. Při kontaminaci zeminu odstraníme ze staveniště. Na staveništi bude stát kontejner, do kterého se vysypává komunální odpad. Vzniklé odpady budou vytřízeny a zneškodněny v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 114115 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION MANAGEMENT 6 NÁVRH STROJNÍ SESTAVY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR TOMÁŠ KOUSAL Ing. MARTIN MOHAPL, Ph.D. BRNO116 Návrh strojní sestavy Kapitola 7 OBSAH: 1. Velká mechanizace 1.1 Nákladní automobil typu sklápěč Tatra T158-8P5R Kolové rypadlo ZEPPELIN M320F Tahač SCANIA R500 6x Podvalník Goldhofer STZ-L 5 A F Nákladní automobil DAF s hydraulickou rukou Vrtná souprava Bauer BG 12 H Smykem řízený nakladač Bobcat S Autodomíchávač Schwing Stetter Basic Line, AM 10 C Autočerpadlo SCHWING S36 SX Malá mechanizace 2.1 Vibrační válec AMMANN ARW Vibrační pěch ACR Vibrační lišta Enar Huracan H Vysokofrekvenční ponorný vibrátor s motorem v hlavici Enar M7 AFP Svářecí transformátor CEBORA 200 T COMBI Stacionární čerpadlo betonu PULSAR P Elektrické kombinované kladivo Milwaukee KANGO Kango Digitální teodolit Nikon NE Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 116117 Návrh strojní sestavy Kapitola 7 1. Velká mechanizace 1.1. Nákladní automobil typu sklápěč Tatra T158-8P5R Nákladní automobil TATRA T158 bude sloužit k odvozu zeminy ze staveniště na skládku ve Znojmě Oblekovicích. Celkem budou využity 4 nákladní automobily TATRA T158. Obrázek 41: Nákladní automobil TATRA T158-8P5R [9] Tabulka 28: Technické parametry Tatra T158 [9] Motor Kabina Rozvor Max. tech. přípustná hmotnost Stoupavost při kg PACCAR MX 300, EURO 5, 300 kw, Nm/ ot/min Krátká, se dvěma sedadly, s klimatizací, s topením mm kg 67,0 % Užitečné zatížení kg Max. rychlost 85 km/hod (s omezovačem rychlosti) Nástavby Třístranně sklopná korba, objem 10 m 3. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 117118 Návrh strojní sestavy Kapitola 7 Obrázek 42: Nákladní automobil TATRA T158-8P5R33.343: rozměry [9] Tabulka 29: VÝPOČET POTŘEBY AUTOMOBILŮ Celkem zeminy k odvozu 2184,15 m 3 Nakypření 20% Objem zeminy k odvozu 2620,98 Vzdálenost skládky 5,7 km Průměrná rychlost naloženého auta 50 Průměrná rychlost prázdného auta 70 Objem korby 10 m 3 Objem lopaty rypadla 0,94 m 3 Výkon lopatového rypadla 110,4 m 3 /hod Doba naložení rypadlem: t n = 3600 V + t Q m = =386,09 s 1 110,4 t m doba pro manipulaci a přistavení vozidla Doba cesty na skládku: t s1 = 3600 L = ,7 = 410,4 s v 1 50 Doba cesty ze skládky: t s2 = 3600 L = ,7 = 293,14 s v 1 70 Doba cyklu: T celkem = t n + t s1 + t s2 + t v = 386, , , = 1153, s t v doba vykládky Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 118119 Návrh strojní sestavy Kapitola 7 Výkonnost nákladního automobilu: Q = 3600 V = T celkem 1154 = 31,19 m3 hod Počet nákladních automobilů TATRA: P = Q = 115 = 3,69 4 nákladní automobily TATRA T158-8P5R Q 1 31, Kolové rypadlo ZEPPELIN M320F K vykonání zemních prací bude použito kolové rypadlo ZEPPELIN M320F. Jeho pracovním nástrojem je lopata o šířce 1200 mm s objemem 1 m 3. Obrázek 43: Kolové rypadlo ZEPPELIN M320F [10] Tabulka 30: Technické parametry ZEPPELIN M320F [10] Výkon motoru 129,4 kw Max hloubkový dosah/maximální dosah 5,39/8,90 m Objem lopaty 0,38-1,18 m 3 Zvolený objem lopaty 1 m 3 Hmotnost stroje 19,4 t Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 119120 Návrh strojní sestavy Kapitola 7 Tabulka 31: Kolové rypadlo ZEPPELIN M320F dosahy [10] Druh dosahu Výškový dosah Výsypná výška Hloubkový dosah Hloubkový dosah svislá stěna Obrázek 44: Kolové rypadlo ZEPPELIN M320F: dosah ramene rypadla [10] Dosah 8,94 m 6,14 m 5,98 m 3,93 m Hloubkový dosah vodorovné dno 5,75 m Dosah Dosah na opěrné rovině Síly od válce lopaty ISO 6015 Síly od válce násady ISO ,47 m 9,29 m 122 kn 91 kn Obrázek 45: Kolové rypadlo ZEPPELIN M320F rozměry [10] Tabulka 32: Jednodílný výložník délky 2500 mm [10] Druh výšky Přepravní výška Přepravní délka Opěrný bod Obrysový poloměr otočné nástavby Světlá výška protizávaží Výška k vrchu kabiny Celková šířka stroje Dosah mm mm mm mm mm mm 2 550mm Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 120121 Návrh strojní sestavy Kapitola 7 Obrázek 46: Kolové rypadlo ZEPPELIN M320F rozměry [10] Obrázek 47: Kolové rypadlo ZEPPELIN M320F: rýpací lopata podkopová [10] ZEPPELIN M320D, pracovní nástroje rýpací lopata podkopová, rychloupínací zařízení pracovních nástrojů Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 121122 Návrh strojní sestavy Kapitola 7 Tabulka 33: Výpočet skutečné produktivity rypadla ZEPPELIN M320F Objemová hmotnost materiálu 2100 kg/ m 3 Využití rypadla 50 min/hod Hmotnost rypadla 19,4 t Rozsah otáčení při dané práci 90 Hloubkový dosah rypadla 5,98 m Navršený objem lžíce 1 m 3 Doba teoretického pracovního cyklu 25 s Teoretická výkonnost: Q = 3600 V T = m3 = hod Provozní výkonnost: Q p = k 1 k 2 k 3 k 4 k 5 = 144 0,83 0,99 1 0,9 1,08 0,96 = 110,4 m3 hod k 1 využití časem 0,83 k 2 koeficient rozpojitelnosti 0,99 k 3 koeficient obsluhy - 1 k 4 opotřebení pracovního nástroje 0,9 k 5 otáčení stroje -1,08 k 6 koeficient poměru lopaty a objemu korby odvezeného materiálu 0, Tahač SCANIA R500 6x4 Tahač SCANIA R500 6x4 bude sloužit jako tažné vozidlo pro podvalník na dopravu vrtné soupravy. Tabulka 34: Technické parametry - Tahač SCANIA R500 6x4 [11] Výkon motoru Celková hmotnost tahače Maximální zatížení přední nápravy Maximální zatížení zadní nápravy 368 kw kg kg kg Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 122123 Návrh strojní sestavy Kapitola 7 Obrázek 48: Tahač SCANIA R500 6x4 [11] Tabulka 35: Tahač SCANIA R500 6x4 rozměry [11] FOH mm AD mm WB mm BS mm ROH mm BBC mm CA mm CL 255 mm AC 525 mm mm OAL mm J 960 mm JA mm OAH mm Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 123124 Návrh strojní sestavy Kapitola Podvalník Goldhofer STZ-L 5 A F2 Na podvalníku Goldhofer STZ-L 5 A F2 bude dopravena vrtná souprava BAUER BG 12 H. Podvalník. Goldhofer STZ-L 5 A F2 se připojí na tahač SCANIA R500 6x4. Jedná se o 5ti-nápravový teleskopický nízkoložný návěsový podvalník na přepravu stavebních strojů do vlastní hmotnosti 58 tun. Obrázek 49: Podvalník Goldhofer STZ-L 5 A F2 [12] Tabulka 36: TECHNICKÉ PARAMETRY (80 km/h) - Podvalník Goldhofer STZ-L 5 A F2 [12] Celková hmotnost návěsu Zatížení točnice Zatížení náprav Pohotovostní hmotnost Nosnost Ložná plocha Ložná plocha po roztažení Rozvor náprav kg kg 5 x kg kg kg x mm x mm mm Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 124125 Návrh strojní sestavy Kapitola 7 Obrázek 50: Podvalník Goldhofer STZ-L 5 A F2 rozměry [12] 1.5 Nákladní automobil DAF s hydraulickou rukou Nákladní automobil DAF bude využit k přepravě armokošů a výztuže na staveniště. Armokoše budou hydraulickou rukou umístěny přímo do vrtu. Výztuž základové desky se přemístí přímo do stavební jámy. Automobil může rovněž dopravovat bednění, případně jiné materiály. Obrázek 51: Nákladní automobil DAF s hydraulickou rukou [13] Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 125126 Návrh strojní sestavy Kapitola 7 Tabulka 37: TECHNICKÉ PARAMETRY - Nákladní automobil DAF s hydraulickou rukou [13] Pohon kol 4x2 Předovka Manuální Nosnost kg Celková hmotnost kg Výkon 228 kw Obrázek 52: Nákladní automobil DAF s hydraulickou rukou - křivka jeřábu [13] 1.6 Vrtná souprava Bauer BG 12 H Souprava Bauer BG 12 H bude použita k vrtání pilot o průměru: 630, 900 a 1200 mm. Obrázek 53: Vrtná souprava pro piloty Bauer BG 12 H [14] Obrázek 54: Bauer BG 12 H rozměry [15] Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 126127 Návrh strojní sestavy Kapitola 7 Tabulka 38: TECHNICKÉ PARAMETRY - Bauer BG 12 H [15] Celková výška 16,19 Operační váha kg Točivý moment 140 knm Rychlost rotace 33 U/min Motor KDK 125 K Hydraulický výkon 123 kw Maximální průměr vrtu mm Rychlost jízdy 1,7 km/h Obrázek 55: Bauer BH 12 H rozměry [15] 1.7 Smykem řízený nakladač Bobcat S510 Nakladač bude sloužit k odvozu zeminy vyvrtané vrtnou soupravou BAUER BG 12 H. Zároveň bude rozprostírat a urovnávat podsyp ze štěrkodrti, který slouží pro pojezd vrtné soupravy. Zemina se na skládku odveze za pomocí nákladního automobilu TATRA T158. Obrázek 56: Smykem řízený nakladač Bobcat [16] Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 127128 Návrh strojní sestavy Kapitola 7 Tabulka 39: TECHNICKÉ PARAMETRY - Smykem řízený nakladač Bobcat [16] Model Způsob řízení Druh podvozku Výkonová třída motoru Užitečná hmotnost Bod přetížení Provozní hmotnost Výkon hydrauliky Délka stroje s lopatou Šířka stroje s lopatou Výška stroje Výška zdvihu k čepu lopaty Pojezdová rychlost S70 Smykem Kolový 16,8KW 343 kg 686 kg 1291 kg 33,7l/min 2553 mm 901 mm 1814 mm 2399 mm 9,8 km/h 1.8 Autodomíchávač Schwing Stetter Basic Line, AM 10 C Autodomíchávač bude dopravovat beton z betonárky TRANSBETON s.r.o. betonárna Znojmo. Beton bude dopravován v průběhu betonování pilot a při betonáží základové desky objektu. Obrázek 57: Autodomíchávač Schwing Stetter Basic Line, AM 10 C [17] Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 128129 Návrh strojní sestavy Kapitola 7 Tabulka 40: TECHNICKÉ PARAMETRY - Schwing Stetter Basic Line, AM 10 C [17] Jmenovitý objem 10 m 3 Geometrický objem l Vodorys l Stupeň plnění 58,7 % Sklon bubnu 11,2 Otáčky bubnu 12/14 U/min Hmotnost nástavby kg Obrázek 58: Autodomíchávač Schwing Stetter Basic Line, AM 10 C: rozměry [17] Tabulka 41: Autodomíchávač Schwing Stetter Basic Line, AM 10 C rozměry [17] A. Průměr bubnu mm B. Výška násypky mm C. Průjezdná výška mm D. Výsypná výška mm Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 129130 Návrh strojní sestavy Kapitola Autočerpadlo SCHWING S36 SX Čerpadlo betonové směsi slouží k dopravě betonu z Autodomíchávače Schwing Stetter Basic Line C3, AM 10C do základové desky. Pozice auto čerpadla je znázorněna na výkresu zařízení staveniště pro základovou desku. Obrázek 59: Čerpadlo SCHWING S36 SX [18] Tabulka 42: TECHNICKÉ PARAMETRY VÝLOŽNÍKU - Čerpadlo SCHWING S36 SX [18] Vertikální dosah 36,1 m Horizontální dosah 32,0 m Skládání výložníku R Počet ramen 4 Dopravní potrubí DN125 Délka koncové hadice 4 m Pracovní rádius otoče 2 x 370 Tabulka 43: TECHNICKÉ PARAMETRY ČERPACÍ JEDNOTKY [18] Maximální teoretický výkon Maximální počet zdvihů Maximální tlak betonu 164 m 3 /hod 32 min 85 bar Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 130131 Návrh strojní sestavy Kapitola 7 Obrázek 60: Čerpadlo SCHWING S36 SX - pracovní dosah [18] Obrázek 61: Čerpadlo SCHWING S36 SX - rozměry vozidla [18] Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 131132 Návrh strojní sestavy Kapitola 7 2. Malá mechanizace 2.1 Vibrační válec AMMANN ARW 65 Vibrační válec AMMANN ARW 65 je vhodný pro hutnění ploch většího rozsahu. Obrázek 62: Vibrační válec AMMAN ARW 65 [19] Tabulka 44: TECHNICKÉ PARAMETRY - Vibrační válec AMMAN ARW 65 [19] Provozní hmotnost 720 Pracovní šířka 650 mm Výkon 5,1 kw Frekvence vibrace 60/55 Hz Max. odstředivá síla 18 kn Motor Hatz Druh paliva Benzín Max. hloubka zhutnění 30 cm Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 132133 Návrh strojní sestavy Kapitola Vibrační pěch ACR 60 Vibrační pěch je určen především pro hutnění zásypů. Výhodou oproti vibračnímu válci je velký hloubkový dosah. Obrázek 63: Vibrační pěch ACR 60 [20] Tabulka 45: TECHNICKÉ PARAMETRY - Vibrační pěch ACR 60 [20] Provozní hmotnost Max. odstředivá síla Pracovní šířka Hnací rychlost Max. hloubka zhutnění Výrobce Druh paliva Palivo 62 kg 11,5 kn 280 mm 13,5 m/min 45 cm Honda Benzín 3,5 l Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 133134 Návrh strojní sestavy Kapitola Vibrační lišta Enar Huracan H Vibrační lišta Enar Hurracan H bude použita k hutnění betonu základové desky. Obrázek 64: Vibrační lišta Enar Hurracan H [21] Tabulka 46: TECHNICKÉ PARAMETRY - Vibrační lišta Enar Hurracan H [21] Hmotnost 14,5 kg Motor HONDA GX-35 Objem nádrže 0,7l Odstředivá síla 200 kn Palivo Benzín Výkon HP/ot 1,6/1700 Zdvihový objem 35,8 cm 3 Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 134135 Návrh strojní sestavy Kapitola Vysokofrekvenční ponorný vibrátor s motorem v hlavici Enar M7 AFP Ponorný vibrátor ENAR M7 AFP bude použit pro hutnění betonu. Obrázek 65: Vysokofrekvenční ponorný vibrátor s motorem v hlavici Enar M7 AFP [22] 2.5 Svářecí transformátor CEBORA 200 T COMBI Svařovací transformátor CEBORA 200T COMBI bude použit ke svařování výztuže. Obrázek 66: Svářecí transformátor CEBORA 200T COMBI [23] Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 135136 Návrh strojní sestavy Kapitola 7 Tabulka 47: TECHNICKÉ PARAMETRY - Svářecí transformátor CEBORA 200T COMBI [23] Napájení 3 x 230V-400V, 50-60Hz Příkon 6,9 KVA Proudový rozsah A Rozměry 515 x 820 x 660 Zatížení 100% 105A Hmotnost zdroje 62 kg 2.6 Stacionární čerpadlo betonu PULSAR P2.600 Čerpadlo betonu PULSAR P2.600 bude použito při čerpání betonu do hůře dostupných míst, jako jsou roznášecí hlavice. Je možné jej použít i při betonáží pilot. Obrázek 67: Stacionární čerpadlo PULSAR P2.600 [24] Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 136137 Návrh strojní sestavy Kapitola 7 Tabulka 48: TECHNICKÉ PARAMETRY - Stacionární čerpadlo PULSAR P2.600 [24] Čerpací jednotka PULSAR 2 Výkon [m 3 /h] 10 Tlak betonu [bar] 50/70 Pohon E/D [kw] 22 Zdvih/průměr plunžru [mm] 600/120 Max. zrnitost 8 Počet cyklů za min 26 Objem násypky [l] 250 Rozměr výstupu [mm] 100 Délka [mm] 3200 Šířka [mm] 1080 Výška [mm] 1600 Hmotnost [kg] Elektrické kombinované kladivo Milwaukee KANGO Kango 950 Elektrické kombinované kladivo bude použito při odbourávání přebetonovaných hlav pilot, případně nadbytečného betonu. Obrázek 68: Elektrické kombinované kladivo Milwaukee KANGO Kango 950 [25] Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 137138 Návrh strojní sestavy Kapitola 7 Tabulka 49: TECHNICKÉ PARAMETRY - Elektrické kombinované kladivo Milwaukee KANGO Kango 950 [25]: příkon energie úderu průměr vrtáku průměr korunky otáčky při zatížení počet úderů při zatížení uchycení nástroje hmotnost W 7-27 J mm mm ot/min /min SDS Max 11,8 kg 2.8 Digitální teodolit Nikon NE-103 Digitální teodolit Nikon NE-103 bude použit k zaměření stavební jámy, zaměření výtahové šachty a k vytyčení pilot. Obrázek 69: Digitální teodolit Nikon NE-103 [26] Tabulka 50: TECHNICKÉ PARAMETRY [26] Dalekohled Obraz Vzpřímený Zvětšení 30 x Velikost čočky 45 mm Zorné pole 1 20 Minimální zaostření 0,7 m Násobná konstanta 100 Úhlové měření: Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 138139 Návrh strojní sestavy Kapitola 7 Systém snímání Fotoelektrické detekování přírůstkovým snímačem poloh Průměr kruhů 79 mm (V/Hz) Minimální čtení 5 /10 Přesnost 5 Displej: Typ LCD displeje Citlivost libel Dvouřádkový LCD, 20 znaků Přístrojová libela 30 /2 mm, krabicová 10/2 mm Fyzické vlastnosti: Vnitřní napájení 6x AA, 1,5V Provozní doba 48 hodin Rozměry 153,5 x 334 x 172 mm Váha 4,5 kg Odolnost IP56 Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 139140 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION MANAGEMENT 7 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR TOMÁŠ KOUSAL Ing. MARTIN MOHAPL, Ph.D. BRNO141 Kontrolní a zkušební plán Kapitola 7 OBSAH: 1. Kontrolní a zkušební plán pro zemní práce 1.1 Vstupní kontrola Mezioperační kontrola Výstupní kontrola Kontrolní a zkušební plán pro vrtané piloty 1.1 Vstupní kontrola Mezioperační kontrola Výstupní kontrola Kontrolní a zkušební plán pro základovou desku a šachtu 1.1 Vstupní kontrola Mezioperační kontrola Výstupní kontrola 165 Tabulky ke kontrolním a zkušebním plánům se nachází v příloze č. 13, 14, 15 Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 141142 Kontrolní a zkušební plán pro zemní práce Kapitola Kontrolní a zkušební plán pro zemní práce 1.1 Vstupní kontrola Bod 1 Kontrola přístupnosti Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora kontrolují, zda objednatel zajistil přístupovou cestu na staveniště. Kontrola je jednorázová a provede se vizuálně. Bod 2 Kontrola projektové dokumentace a jiných dokumentů Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují úplnost projektové dokumentace, stavební povolení a územní rozhodnutí, vlastnické listy k pozemkům staveniště a založení stavebního deníku. Dále dodržení podmínek v rámci ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a odvod znečištěných dešťových vod. Kontroluje se vytyčovací schéma staveniště. Bod 3 Kontrola inženýrsko-geologického průzkumu Stavbyvedoucí, technický dozor investora a geolog kontrolují, zda se údaje v projektové dokumentaci shodují s inženýrsko-geologickým průzkumem provedeným v terénu. Kontrolují se jednotlivé vrstvy podloží a jejich tloušťky, hladina podzemní vody a třída těžitelnosti. Případné odlišnosti musí být zapsány do stavebního deníku a nahlášeny projektantovi stavby. Obrázek 70: Řez terénem Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 142143 Kontrolní a zkušební plán pro zemní práce Kapitola 7.1 Bod 4 Kontrola geodetických bodů Stavbyvedoucí a geodet kontrolují, zda se shodují geodetické body při převzetí staveniště s body projektové dokumentace. Staveniště je jednoznačně určeno dvěma polohovými body a jedním výškovým bodem. Kontrola je provedena opakovaným měřením bodů s přibližně stejnou přesností. Bod 5 Kontrola ohraničení a označení staveniště Stavbyvedoucí, technický dozor investora případně mistr kontrolují oplocení staveniště za pomocí pásma a nivelačního přístroje dle projektové dokumentace. Vyhláška předepisuje souvislé nepoškozené oplocení do výšky nejméně 1,8 m. Navržená výška oplocení je 2,0 m u mobilního oplocení, u oplocení stávajícího se kontroluje jeho nepoškozenost a výška. Kontroluje se brána a její šířka min. 3,5 m. Pro chodce mezi oplocením a silniční komunikací musí být průchod nejméně 1,1 m. Dále se kontroluje řádné vyznačení hranic staveniště, rozeznatelné i za snížené viditelnosti. Při vstupu na staveniště se musí nacházet značka zákaz vstupu. Obrázek 71: Zákaz vstupu [27] Bod 6 Kontrola inženýrských sítí, přípojná místa Stavbyvedoucí, technický dozor investora a geodet kontrolují, zda přes staveniště neprocházejí žádné inženýrské sítě, které by mohly být poškozeny v průběhu výkopových prací. Dále se kontrolují přípojná místa. Bod 7 Kontrola technického stavu strojů Mistr a strojník kontrolují způsobilost strojů vykonávat určené práce. Kontroluje se technický stav, hladina provozních kapalin, funkčnost výstražných signálů a případná mechanická poškození. Kontrola probíhá před uvedením stroje do provozu. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 143144 Kontrolní a zkušební plán pro zemní práce Kapitola Mezioperační kontrola Bod 8 Kontrola klimatických podmínek Mistr kontroluje klimatické podmínky při příchodu na staveniště. Zemní práce mohou probíhat za teplot, kdy je možné zeminu rozpojovat zvoleným mechanismem. V případě poklesu teploty pod 5 C je třeba kontrolovat rozpojitelnost zeminy. V případě nízkých teplot musí být práce zastaveny, případně zajištěny stroje o vyšším výkonu. Měření se provádí 4x denně a výsledek je zapsán do stavebního deníku. Bod 9 Kontrola technického stavu vozidel a těžebních strojů Kontroluje se funkčnost, použitelnost strojů podle technického listu. Mechanismy musí být v řádném stavu, zejména se musí zabránit úniku ropných látek do zeminy. Kontroluje se technický stav, hladina provozních kapalin, funkčnost výstražných signálů a případná mechanická poškození. Dále se provede kontrola pracovních pomůcek a nářadí. Bod 10 Kontrola způsobilosti dělníků Mistr, případně stavbyvedoucí kontrolují způsobilost dělníků vykonávat udělené práce. V rámci zemních prací se kontrolují především průkazy strojníka a řidičské průkazy typu C pro řízení nákladních automobilů. V rámci této kontroly mohou být pracovníci podrobeni dechové zkoušce, případně testu na omamné látky. Bod 11 Kontrola zabezpečení strojů při přerušení prací Po skončení či přerušení prací musí mistr a strojník zkontrolovat, zda jsou stroje zaparkovány na vhodném místě, zabrzděny a uzamčeny. Zároveň musí být opatřeny nádobami, které zachycují případný únik provozních kapalin. Bod 12 Kontrola zaměření objektu Mistr nebo stavbyvedoucí kontrolují vytyčení stavební jámy geodetem dle projektové dokumentace. Geodet vyznačí body stavební jámy a body objektu. Dále se kontroluje přenesení bodů na lavičky. Lavičky budou zřízeny v rozích objektu v polovině delší strany výkopu. Kontroluje se vzdálenost laviček od hrany stavební jámy 2 m, aby nedošlo k jejich poškození v průběhu prací. Bod 13 Kontrola odstranění a ochrany zeleně Stavbyvedoucí nebo mistr kontrolují kvalitu odstranění křovin a stromů určených k pokácení, nařezání a spálení. Na staveništi by se neměly nacházet žádné vzrostlé stromy. Proto není zapotřebí jejich ochrany. V případě nálezu stromů, které musí být Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 144145 Kontrolní a zkušební plán pro zemní práce Kapitola 7.1 chráněny, se musí příslušně chránit proti vlivům výstavby. Plot musí obklopovat celou kořenovou plochu stromu, která se přibližně určí vzdáleností 1,5 m od okraje koruny stromu. Pokud nelze strom chránit tímto způsobem, musí se na něj připevnit vyskopolštářové bednění o výšce minimálně 2 m. Bednění nebude osazováno přímo na kořenové náběhy. Ohrožené větve stromu se vyvážou směrem vzhůru. V kořenové zóně se neprovádí navážka zeminy, ale může zde být navezen hrubozrnný materiál, propouštějící vzduch a vodu. Dle ČSN je zakázáno znečišťování vegetačních ploch látkami poškozující rostliny např. rozpouštědla, minerální oleje, kyselinami, barvami, cementem apod. Bod 14 Kontrola odpadů Mistr kontroluje nakládání s odpady při jejich likvidaci. Odpady na stavbě budou roztřízeny a odvezeny na skládku. Bod 15 Kontrola geologického průzkumu, výskyt podzemní vody V průběhu zemních prací je nutno kontrolovat vytěženou zeminu s ohledem na její fyzikální vlastnosti. V případě nesouhlasu mocnosti vrstev nebo odchylky je třeba povolat geologa, který zhodnotí nastalou situaci. V rámci kontroly se kontroluje výskyt podzemní vody, který by mohl ztížit těžbu a ovlivnit navržené mechanismy pro těžbu. Případné odlišnosti musí být zapsány do stavebního deníku a nahlášeny projektantovi stavby Bod 16 Kontrola odvodnění staveniště Mistr nebo stavbyvedoucí kontroluje provedení ochrany proti zatopení či podmáčení. Kontroluje se umístění rigólů a odčerpávání z odvodňovacích jímek dle projektové dokumentace stavby. Bod 17 Kontrola rovinatosti základové spáry a uložení zeminy V průběhu prací je kontrolována rovinatost základové spáry. Kontrolu provádí mistr a případně stavbyvedoucí. Mezní odchylka od projektové dokumentace je +-50 mm na třímetrové lati. Zároveň je kontrolována deponie zeminy. Na deponii bude vybrána zemina vhodná pro zásyp. Neměla by obsahovat velké kameny nebo kořeny, které by mohly ovlivnit kvalitu zásypu. Bod 18 Kontrola zabezpečení výkopu proti pádu osob a předmětů V místech okrajů, kde hrozí nebezpečí pádu osob z výšky do výkopu, bude zřízeno zábradlí. Zábradlí se nachází 1,5 m od hrany výkopu a bude jasně viditelné. Horní tyč Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 145146 Kontrolní a zkušební plán pro zemní práce Kapitola 7.1 zábradlí bude upevněna ve výšce 1,1 m na stabilních sloupcích a bude mít jednu mezilehlou tyč. Zábradlí nebude zřízeno v místě sjezdu do stavební jámy Bod 19 Kontrola rozměrů a polohy výkopů Stavbyvedoucí a mistr kontrolují odchylky od projektové dokumentace. Pro půdorysnou odchylku se jedná o vzdálenost mm, pro výškovou mm. Případné chyby je třeba zapravit. Bod 20 Kontrola svahování Stavbyvedoucí a mistr kontrolují svahování výkopu. Při výšce výkopu do 3 m je pro daný typ zeminy navrženo svahování v poměru 1:0,5. Kontrola nerovnosti se dle ČSN provádí na 4 m lati. Je dovolena maximální prohlubeň 50 mm. Bod 21 Kontrola podsypu Podsyp pro základovou desku bude nejprve sloužit jako pojezd pro vrtnou soupravu. Bude se kontrolovat jeho tloušťka 250 mm a také zda je na všech místech rozprostřen. Podsyp bude mít rovinnost +- (40 + d max10-1 ) mm. Po dokončení vrtných prací ve stavební jámě se provede oprava podsypu do roviny a jeho opětovné zhutnění. V druhém kroku bude mít podsyp maximální prohlubeň +-50 mm na třímetrové lati. Bod 22 Kontrola hutnění podsypu Hutnění bude probíhat vibrační deskou a vibračním pěchem. Hutnění podsypu bude provedeno na E def2=min. 20 Mpa. Hutnící práce budou měřený přístrojem na vibrační desce. Na místě se provede statická zkouška deskou. Bod 23 Kontrola výkopů pro roznášecí hlavice Před výkopem hlavic již budou zhotoveny železobetonové piloty do projektované výšky. Zaměření proběhne pomocí ocelových kolíků. Hloubení proběhne ručně, aby nebyla poškozena vyčnívající výztuž hotové piloty. Při kontrole se budou brát pouze přibližné rozměry mm, protože bude uvnitř přesně zřízeno systémové bednění. Zkontroluje se rovinnost a čistota základové spáry +-25 mm na 2 m lati. Bod 24 Kontrola výkopů pro výtahovou šachtu Před provedením výkopů výtahové šachty budou zhotoveny kompletní piloty i roznášecí hlavice na pilotách. Zaměření provede geodet a šachtu vytyčí za pomoci ocelových kolíků. Hloubení šachty proběhne strojně rypadlem. Výsledná odchylka šachty bude mm Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 146147 Kontrolní a zkušební plán pro zemní práce Kapitola 7.1 od projektové dokumentace. V šachtě bude přesně zřízeno systémové bednění. Rovinnost základové spáry bude +-50 mm na 3 m lati. Obrázek 72: Výkopy pro základovou šachtu Bod 25 Kontrola podsypu Podsyp pro základovou desku v šachtě bude sloužit jako podklad pro podkladní beton. Bude se kontrolovat jeho tloušťka 250 mm a také zda je na všech místech dobře rozprostřen. Podsyp bude mít rovinnost +- (40 + d max10-1 )mm. Dále se provede kontrola hutnění podsypu. Podsyp bude hutněn na min E def2= min. 20 MPa. Kontrola proběhne pomocí počítače na vibrační desce Bod 26 Kontrola hutnění zásypů Před provedením zásypů šachty a hlavic bude provedena betonáž a odbednění výtahové šachty i s technologickou přestávkou. Zásypy budou provedeny pomocí zeminy uložené na deponii na staveništi. Hutnění se provede pomocí vibračního pěchu, který má dostatečný hloubkový dosah. Všechny zásypy musí být dostatečně zhutněny. Bod 27 Kontrola upraveného podsypu pro základovou desku Podsyp pro základovou desku bude sloužit jako podklad pro podkladní beton. Bude se kontrolovat jeho tloušťka 250 mm a také zda je na všech místech dobře rozprostřen. Podsyp bude mít rovinnost +-(40 + d max10-1 ) mm. Dále se provede kontrola hutnění podsypu. Podsyp bude hutněn na min E def2=20 Mpa. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 147148 Kontrolní a zkušební plán pro zemní práce Kapitola Výstupní kontrola Bod 28 Kontrola svahování a hutnění Technický dozor investora a stavbyvedoucí kontrolují provedení svahování dle projektové dokumentace. Měření proběhne pomocí 4 m latě s odchylkou +-50 mm. Dále se kontroluje míra zhutnění podsypu pro základovou desku. Minimální modul přetvárnosti štěrkodrti bude E def2= min. 20 MPa. Bod 29 Kontrola geometrické přesnosti Stavbyvedoucí a technický dozor investora zkontrolují odchylky od projektové dokumentace. Pro půdorysnou odchylku výkopů platí +-20 mm mm. Pro odchylku výškovou je to mm mm. Měří se za pomocí latě, pásma a nivelačního přístroje. Zároveň se kontroluje rovinatost podsypu pro základovou desku, která je +-50 mm od projektové výšky a tloušťka podsypu 250 Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 148149 Kontrolní a zkušební plán pro vrtané piloty Kapitola Kontrolní a zkušební plán pro vrtané piloty 2.1 Vstupní kontrola Bod 1 Kontrola projektové dokumentace a jiných dokumentů Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují úplnost projektové dokumentace, stavební povolení a územní rozhodnut, vlastnické listy k pozemkům staveniště. Dále dodržení podmínek v rámci ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a odvod znečištěných dešťových vod. Připomínky budou zapsány do stavebního deníku Bod 2 Kontrola zemních prací Při přejímce se kontroluje výsledek zemních prací. Po zemních pracích bude vytvořena stavební jáma a v ní zhutněný podsyp ze štěrkodrti pro pojezd vrtné soupravy. U stavební jámy platí odchylka +-50 mm ve vodorovné rovině ve dvou vzájemně kolmých směrech, ve výšce +-10 mm. Dále se kontroluje vysvahování stavební jámy v poměru 1:0,5. Kontrola se provádí 4 m latí v příčných profilech vzájemně vzdálených max. 100 m, kdy maximální prohlubeň pod latí je 50 mm. Bod 3 Výška a rovinnost pilotovací úrovně Výška pilotovací úrovně se měří pomocí nivelačního přístroje, kdy maximální povolená odchylka je +- (40 + d max10-1 ) mm. Rovinnost pilotovací úrovně se měří na 3 m lati, s maximálními povolenými odchylkami -50 mm mm, s maximální hloubkou prohlubně 50 mm. Dále se kontroluje začištění pilotovací úrovně a základové spáry a jejich konzistence. Bod 4 Kontrola materiálů Beton: Při dodávkách betonu musí výrobce doložit dodací list ke každé dodávce čerstvého betonu. V rámci každé dodávky musí být beton specifikován pevnostní třídou, stupněm vlivu prostředí, kategorií obsahu chloridů, stupněm konzistence a maximální jmenovitou horní mezí kameniva. Prováděné zkoušky betonu: Po odběru 0,3 m 3 z autodomíchávače dle ČSN EN : -- kontrola konzistence betonové směsi pomocí: - zkouška sednutím dle ČSN EN Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 149150 Kontrolní a zkušební plán pro vrtané piloty Kapitola zkouška Vebe dle ČSN EN zkouška rozlitím dle ČSN EN kontrola zhutnitelnosti - stupeň zhutnitelnosti dle ČSN EN kontrola objemové hmotnosti - objemová hmotnost dle ČSN EN kontrola obsahu vzduchu - tlakové metody dle ČSN EN Z dodaného betonu se odebere část, ze které se zhotoví 3 zkušební krychle o hraně 150 mm. Na těchto krychlích se pod dosáhnutí 28 denní pevnosti zjišťuje: - pevnost v tlaku dle ČSN EN pevnost v tahu ohybem dle ČSN EN pevnost v příčném tahu dle ČSN EN objemová hmotnost dle ČSN EN hloubka průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN odolnost proti zmrazování a rozmrazování dle ČSN EN Výsledek je dán průměrem výsledků z odebraných vzorků. Výztuž armokoše: V rámci kontroly výztuže se kontroluje u armokošů: správnost předepsaných průměrů a rozmístění jednotlivých prvků, geometrické rozměry, pevnost, nepoškozenost a čistota. Dále také cena jednotlivých kusů. Armokoše jsou dodávány včetně hutních atestů. Pokud vše souhlasí, neprovádí se zkoušky. Všechny dodací listy budou zarchivovány. Materiál bude skladován na valníku nákladního automobilu. Kontrola pažnice: Kontroluje se dodané množství pažnic, vnitřní a vnější průměr, výška a čistota prvků. Pažnice musí být zcela hladké. Kontroly provádí průběžně v rámci jednotlivých dodávek materiálu. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 150151 Kontrolní a zkušební plán pro vrtané piloty Kapitola 7.2 Bod 5 Kontrola strojů Stavbyvedoucí a vrtmistr kontrolují způsobilost strojů vykonávat určené práce. Kontroluje se technický stav, hladina provozních kapalin, funkčnost výstražných signálů a případná mechanická poškození. Kontrola probíhá před uvedením stroje do provozu. Dále se kontroluje vrtný nástroj, umístění a svislost vrtáku. 2.2 Mezioperační kontrola Bod 6 Kontrola klimatických podmínek Mistr kontroluje klimatické podmínky při příchodu na staveniště. Vrtání pilot může probíhat za teplot, kdy je možné zeminu rozpojovat zvoleným mechanismem. V případě poklesu teploty pod 5 C je třeba kontrolovat rozpojitelnost zeminy. Pro betonáž je rovněž nutná teplota nad 5 C. V případě nízkých teplot musí být práce zastaveny, případně musí být provedena odpovídající opatření popsaná v technologickém předpisu. Manipulace se zavěšeným břemenem je omezena rychlostí větru 8 m/s. Vrtné práce nemohou probíhat při rychlosti větru vyšší než 20 km/h. Měření se provádí 4x denně a výsledek je zapsán do stavebního deníku. Bod 7 Kontrola technického stavu vozidel a těžebních strojů Kontroluje se funkčnost, použitelnost strojů podle technického listu. Mechanismy musí být v řádném stavu, zejména se musí zabránit úniku ropných látek do zeminy. Kontroluje se technický stav, hladina provozních kapalin, funkčnost výstražných signálů a případná mechanická poškození. Dále se provede kontrola pracovních pomůcek a nářadí. Bod 8 Kontrola způsobilosti dělníků Mistr, případně stavbyvedoucí kontrolují způsobilost dělníků vykonávat udělené práce. V rámci vrtných prací se kontrolují především průkazy strojníka a řidičské průkazy typu C pro řízení nákladních automobilů. Dále se kontroluje průkaz vazače, případně oprávnění geodeta pro zeměměřičskou činnost. V rámci této kontroly mohou být pracovníci podrobeni dechové zkoušce, případně testu na omamné látky. Bod 9 Kontrola zabezpečení strojů při přerušení prací Po skončení či přerušení prací musí mistr zkontrolovat, zda jsou stroje zaparkovány na vhodném místě, zabrzděny a uzamčeny. Zároveň musí být opatřeny nádobami, které zachycují případný únik provozních kapalin. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 151152 Kontrolní a zkušební plán pro vrtané piloty Kapitola 7.2 Bod 10 Kontrola vytyčení piloty Piloty musí být řádně vytyčené geodetem. Vrtané piloty se vyrábějí s výrobními tolerancemi dle ČSN EN 1536: a) Polohová odchylka svislé piloty v úrovní vrtání 1) e e max = 0,10 m pro vrtané piloty s d<1,0 m 2) e e max = 0,10 m pro vrtané piloty o 1,0 < d 1,5 m. Osy pilot jsou značeny podle ocelových kolíků délky 0,3 m a průměru 20 mm. Poloha vytyčených středů se může lišit max. o 20 mm v úrovni hlav pilot. Bod 11 Kontrola pažení V rámci kontroly se provádí kontrola dodaného množství a geometrických rozměrů pažnic. Dále je to svislost pažnic. Spoje pažnic nesmí vystupovat a jsou hladké. Kontrola proběhne za účasti vrtmistra nebo stavbyvedoucího. Bod 12 Kontrola provádění vrtů V průběhu vrtání je třeba kontrolovat svislost vrtacího zařízení vodováhou, která se přikládá na plášť hydraulického motoru ve dvou na sebe kolmých směrech po odvrtání 1 m vrtu. Vizuálně se kontroluje zavalování vrtu a výskyt podzemní vody ve vrtu, která by se případně musela odčerpat. Maximální odchylka osy vrtu vzhledem k projektové dokumentaci je 0,05 x d piloty, maximálně však 100 mm. Před betonáží piloty bude ze dna vrtu odstraněn kal a dno bude začištěno čistící šapou. Vrty budou provedeny do předepsané úrovně dle projektové dokumentace Bod 13 Kontrola inženýrsko-geologického průzkumu Při vrtání bude vrtmistr a stavbyvedoucí kontrolovat soulad s inženýrsko-geologickým průzkumem. V průběhu se budou kontrolovat jednotlivé vrstvy základové půdy a obsah podzemní vody. Podrobně se bude kontrolovat průběh vrtání prvních tří pilot za přítomnosti geologa. V případě zjištěných odlišností musí být co nejdříve kontaktován projektant a spolu s geologem provést odpovídající opatření. Bod 14 Kontrola armokoše V rámci kontroly se kontroluje užití armokoše pro danou pilotu, nepoškozenost a čistota. Armokoše musí být opatřeny distančními podložkami, které zajistí jeho polohu ve vrtu a tím i požadované krytí výztuže. Distanční vložky budou umístěny min. 3 po obvodu a rozmístěné maximálně 3 m od sebe. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 152153 Kontrolní a zkušební plán pro vrtané piloty Kapitola 7.2 Bod 15 Kontrola osazení armokoše Armokoše je třeba uložit a rozepřít, aby v průběhu betonáže byla zjištěna jejich správná poloha. Výztuž je zajištěna proti posunutí a bude čistá, aby byla zajištěna soudržnost s betonem. Odchylky polohy styků a svarů podélných prutů ve směru jejich délky mm. Pokud není stanoveno jinak, úroveň horní hrany armokoše po vybetonování musí být rovna hodnotě s maximální odchylkou -0,15 m až +0,15 m. Bod 16 Kontrola betonáže piloty Betonáž musí proběhnout co nejdříve od provedení vrtu, max. 8 hodin po jeho dokončení. V průběhu betonování musí být zajištěna plynulá betonáž bez přerušení, aby byl zajištěn kvalitní a celistvý beton. Hlavy pilot jsou chráněny před napadávkou ocelovou výpažnicí. Kontroluje se sypáková roura a maximální úroveň shozu 1,5 m. Ústí sypákové roury bude ponořeno 2 m pod hladinou betonu v pilotě. Betonování bude probíhat v rozmezí +5 C-30 C. Horní úroveň hlavy piloty je dána dle projektové dokumentace. Nejpozději po dokončení betonáže je nutno vytáhnout pažnice. Mladý beton je nutno v průběhu hydratace ošetřovat. Musí být ochlazován a povrch být neustále vlhký. Ochrana pře vysoušením se dá zajistit například fólií. Teplota povrchu nesmí klesnout pod 0 C, dokud nebude dosáhnuto pevnosti minimálně 5 MPa. Při teplotách na 30 C je nutné prodloužit dobu rosení až na tři dny. Bod 17 Kontrola provedení pilot Umístění pilot musí být v souladu s projektovou dokumentací a odchylkami: a) Polohová odchylka svislé piloty v úrovní vrtání 1) e e max = 0,10 m pro vrtané piloty s d<1,0 m 2) e e max = 0,10 m pro vrtané piloty o 1,0 < d 1,5 m. Bod 18 Úprava hlavy piloty Po provedení výkopů pro základové hlavice bude odbourána hlava piloty do požadované úrovně dle projektové dokumentace. Tím bude dosaženo kvalitního betonu v hlavě piloty. Bod 19 Kontrola bednění roznášecí hlavice Bednění musí provádět kvalifikovaní pracovníci pro montáž. Kontroluje se postup bednění dle projektové dokumentace, stav bednících prvků, odborná způsobilost pracovníků. Dále čistota bednění a nanesení odbedňovacího přípravku. Kontrola je provedena mistrem. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 153154 Kontrolní a zkušební plán pro vrtané piloty Kapitola 7.2 Bod 20 Kontrola podkladního betonu Podkladní beton bude zkontrolován. Rovinnost podkladního betonu bude na dvoumetrové lati maximálně 9 mm. Po provedení bude dodržena technologická pauza 3 dny. Obrázek 73: Rovinatost podkladního betonu [28] Bod 21 Kontrola výztuže roznášecí hlavice Armokoš pro hlavici bude dovezen z armovny FERRUM s.r.o. v Moravských Budějovicích. Kontroluje se čistota armokoše, profily prvků a jejich správnost, uspořádání prvků či kvalita provedených ohybů. Dále dodržení krytí v bednění pomocí distančních prvků a vložek. Kontrolu provádí mistr nebo stavbyvedoucí. Bod 22 Kontrola betonáže roznášecí hlavice Před betonáží se natře povrch hlavice přípravkem, který vytvoří adhezní můstek a tím dokonale spojí hlavici s pilotou. Pro hlavici je třeba zajistit kontinuální dodávku čerstvého betonu, aby byla vybetonována najednou. V průběhu betonáže se kontroluje vibrování betonu pomocí vibrátoru. Hlavice musí být chráněna před napadávkou. Dále je třeba ji chránit před mrazem a vysoušením vlivem vysokých teplot. 2.3 Výstupní kontrola Bod 23 Skutečné provedení pilot Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora provede srovnání skutečného provedení pilot s projektovou dokumentací. a) Polohová odchylka svislé piloty v úrovní vrtání 1) e e max = 0,10 m pro vrtané piloty s d<1,0 m 2) e e max = 0,10 m pro vrtané piloty o 1,0 < d 1,5 m. Výztuž bude vyčnívat s přesahem 300 mm nad úroveň hlavy piloty. Výztuž s přesahem 900 mm je zabetonována v roznášecí hlavici. Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 154155 Kontrolní a zkušební plán pro vrtané piloty Kapitola 7.2 Odchylka přesahu je +100 mm až -50 mm. Osa zhlaví piloty musí být mm od projektované osy. Hlava piloty bude začištěna. Kontrola hutnění betonu bude provedena ultrazvukem, kterým zjistíme případné dutiny a trhliny v pilotě. Obrázek 74: Armokoš s přesahem 300 mm Obrázek 75: Armokoš s přesahem 900 mm zabetonován v hlavici Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 155156 Kontrolní a zkušební plán pro vrtané piloty Kapitola 7.2 Bod 24 Zatěžovací zkoušky Výslednou kvalitu pilot zkoušíme pomocí různých zkoušek. Přístroje pro tuto kontrolu projdou kalibrací. Statická zatěžovací zkouška kontrolujeme sedání piloty vyvozené hydraulickými lisy Dynamická zatěžovací zkouška měří se kmity, které se snímají v úrovni hlavy piloty při úderu břemene. Kvalita se vyhodnotí podle frekvence a amplitudy provedených kmitů. Pevnost betonu v tlaku bude kontrolována na dříve odebraných krychlích. Vzorek se odebere minimálně 3 x za dobu betonování zhruba po 0,3 m 3 odlitého betonu v 1,5x množství potřebného na zkoušku. Množství se odlije do forem ve tvaru krychle o hraně 150 mm a zhutní se. Krychle je popsána štítkem. Po dobu 3 dnů bude vzorek ve formě při teplotě 20 C +-5 C. V této době je třeba zabránit otřesům, vibracím a vysoušení. Obrázek 76: Zkouška krychelné pevnosti v tlaku [29] Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 156 Zobrazit více
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN Více VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ
B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... Více INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz
PARÉ ČÍSLO: AUTORIZACE: Projektová činnost ve výstavbě Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Jan Více vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb
III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle Více Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná Více Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.
Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona Více OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU
OBSAH A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje o stavbě A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení B Souhrnná technická Více MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.
A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3, Více Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:
Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění Více CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,
G-Consult, spol. s r.o. SPOLEČENSKÉ CENTRUM BREDA & WEINSTEIN OPAVA OZNÁMENÍ podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu přílohy č. 4 Číslo zakázky Katastrální území Více Nový chodník v obci Zašová u nádraží
B Souhrnná technická zpráva Akce : Nový chodník v obci Zašová u nádraží Datum : 11/2014 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa B - Souhrnná technická zpráva - DUR Strana 1 Obsah : B.1 Popis území Více A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Rekonstrukce obvodového pláště tribuny letního stadionu v Chrudimi Více Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6
OZNÁMENÍ ZÁMÌRU OBCHODNÍ CENTRUM PODBABA PRAHA 6 DEJVICE (Oznámení dle pøíl. è. 3 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí) Èervenec 2009 Oznámení záměru Obchodní centrum Podbaba Více REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2 STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Dokumentace pro výběr zhotovitele DATUM: 04/2015 VODOS, S.R.O. Sweco Hydroprojekt Více k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích
A - Průvodní zpráva rekonstrukce skateparku k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích Zadavatel : Město Prachatice OBSAH 1 a) Identifikace a základní charakteristika stavby...2 Více OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ
RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů Více LI-VI PRAHA spol. s r.o.
LI-VI PRAHA spol. s r.o. Jana Želivského 8, 130 00 Praha 3 IČO 41189027 tel./fax/zázn.: 222 580 933, 222 584 849 DIČ CZ41189027 e-mail: blazek@livi.cz http://www.livi.cz Obchodní rejstřík: MěS v Praze, Více r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874 Více Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení Více ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany
SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany S P09 070769/2013/OVÚR/Sk P09 047524/2014/OVÚR/Sk Více RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod
RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru "Sklad Reichhold CZ s.r.o. - Otrokovice" podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů Více ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru
spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru Část II RAŽENÝ TECHNOLOGICKÝ KANÁL PRO KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ DRASTY lokalita Více U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Více V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA BRNO KRÁLOVO POLE ODBOR ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ PALACKÉHO TŘÍDA 59, 612 93 BRNO Č.j. 12806/12/2300/1737/Sch V Brně, 3.1.2013 Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Ing. Renata Více Čl. 3 Pojmy. (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí
26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č. Více Novostavba bytového domu ul. Odlehlá a novostavba veterinární kliniky ul. Novovysočanská, Praha 9

References: zákona č. 185
 zákona č. 100
 zákona č. 100
 zákona č. 100
 zákona č. 100
 zákona č. 100
 zákona č. 100
 Čl. 3