Source: http://docplayer.it/17972953-Decreto-del-presidente-della-regione-5-giugno-2003-n-0166-pres-capitolato-generale-d-appalto-per-i-lavori-pubblici.html
Timestamp: 2018-03-24 04:50:29+00:00

Document:
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 giugno 2003, n. 0166/Pres. Capitolato generale d appalto per i lavori pubblici - PDF
Download "DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 giugno 2003, n. 0166/Pres. Capitolato generale d appalto per i lavori pubblici"
1 /7/2003 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Suppl. straord. N. 7 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 giugno 2003, n. 0166/Pres. Capitolato generale d appalto per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale di cui all articolo 34 della legge regionale 14/2002. Approvazione. IL PRESIDENTE DELLA REGIONE VISTA la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni recante «Disciplina organica dei lavori pubblici»; VISTO in particolare l articolo 34 della citata legge regionale 14/2002 che prevede che con decreto del Presidente della Regione sia adottato il capitolato generale d appalto per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale e che lo stesso entri in vigore contestualmente al Regolamento di attuazione di cui all articolo 4 della legge medesima; VISTO il precitato capitolato generale predisposto dalla Direzione regionale dell edilizia e dei lavori pubblici; VISTO l articolo 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1; SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n del 23 maggio 2003; DECRETA E approvato il «Capitolato generale d appalto per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale, previsto dall articolo 34 della legge regionale 14/2002» portante «Disciplina organica dei lavori pubblici», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione avverrà contestualmente a quella del Regolamento di attuazione di cui all articolo 4 della menzionata legge regionale. Trieste, lì 5 giugno 2003 TONDO Capitolato generale d appalto per i lavori pubblici (articolo 34, legge regionale 31 maggio 2002, n. 14). Art. 1 Disciplina del rapporto contrattuale 1. Il capitolato generale d appalto, in prosieguo denominato capitolato, i capitolati speciali e i contratti disciplinano i rapporti tra le Amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti affidatari di lavori pubblici e determinano in particolare: a) il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori oggetto dell appalto e i presupposti in presenza dei quali il responsabile unico del procedimento concede proroghe; b) i casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali dei lavori, e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti; c) le responsabilità e gli obblighi dell appaltatore per i difetti di costruzione; d) i modi e i casi di riconoscimento dei danni da forza maggiore; e) le modalità di riscossione dei corrispettivi dell appalto. 2. Le disposizioni del capitolato devono essere espressamente richiamate nel contratto di appalto e, per quanto disposto dal capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000, 145 si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale, ove non diversamente disposto dalla legge o dal Regolamento. 3. Ai fini del presente capitolato per Regolamento si intende il Regolamento di cui all articolo 4 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 e successive modificazioni, più avanti denominata legge. Art. 2 Domicilio dell appaltatore 1. L appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta. 2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell appaltatore o di colui che lo rappre-
2 Suppl. straord. N. 7 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA 21/7/ senta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1. Art. 3 Indicazione delle persone che possono riscuotere 1. Il contratto di appalto e gli atti di cottimo devono indicare: a) il luogo e l ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità dell amministrazione committente; b) la persona o le persone autorizzate dall appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall amministrazione committente. 2. La cessazione o la decadenza dall incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all amministrazione committente. 3. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. 4. In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all amministrazione committente per pagamenti a persone non autorizzate dall appaltatore a riscuotere. Art. 4 Condotta dei lavori da parte dell appaltatore 1. L appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d idoneità tecnici e morali, per l esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L appaltatore rimane responsabile dell operato del suo rappresentante. 2. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all ufficio di direzione dei lavori. 3. L appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. 4. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l amministrazione committente, previa motivata comunicazione all appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all appaltatore o al suo rappresentante. Art. 5 Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell appaltatore 1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell appaltatore: a) le spese per l impianto, la manutenzione e l illuminazione dei cantieri; b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d opera; c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del Direttore dei lavori o dal Responsabile unico del procedimento o dall organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all emissione del certificato di regolare esecuzione; e) le spese per le vie di accesso al cantiere; f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l ufficio di direzione lavori; g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all emissione del certificato di regolare esecuzione; i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 626/1994, e successive modificazioni; l) le spese per l aggiornamento degli elaborati del progetto, previa approvazione del Direttore dei lavori, in conseguenza di varianti o di diverse soluzioni esecutive in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell opera o del lavoro, anche al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell intervento nel suo ciclo di vita utile. 2. L appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d opera che siano richiesti ed indicati dal Direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto. 3. L amministrazione committente può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto utilizzati dall appaltatore. 4. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell intervento nel suo ciclo di vita
3 /7/2003 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Suppl. straord. N. 7 utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, a cura e spese dell appaltatore e con l approvazione del Direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell opera o del lavoro. Art. 6 Disciplina e buon ordine dei cantieri 1. L appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di Regolamento. 2. L appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. 3. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall appaltatore. 4. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal Direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 5. Il Direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. 6. L appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell impiego dei materiali. Art. 7 Tutela dei lavoratori 1. L appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei Regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori ed in particolare le disposizioni di cui all articolo 32, comma 1 della legge. 2. A garanzia di tale osservanza, sull importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell emissione di ogni certificato di pagamento e fino all attivazione del sistema di certificazione sulla base del documento unico di cui all articolo 30, comma 2 della legge, il Responsabile unico del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli Enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile. 3. L amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. 4. Salvo quanto previsto dall articolo 29, comma 7 della legge, le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l approvazione del collaudo provvisorio, ove gli Enti suddetti non abbiano comunicato all amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile unico del procedimento. Art. 8 Durata giornaliera dei lavori 1. L appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei lavori. Il Direttore dei lavori può vietare l esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali. 2. Salva l osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile unico del procedimento ne dà ordine scritto all appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere. Art. 9 Pagamento dei dipendenti dell appaltatore 1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile unico del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, l amministrazione committente può pagare anche in corso d opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all appaltatore in esecuzione del contratto. Tale disposizione si applica nei confronti dell appaltatore per il mancato pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti dei subappaltatori autorizzati, qualora nel contratto di appalto l appaltatore se ne assuma l impegno.
4 Suppl. straord. N. 7 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA 21/7/ I pagamenti di cui al comma 1 fatti dall amministrazione committente sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile unico del procedimento e sottoscritte dagli interessati. 3. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell appaltatore, il responsabile unico del procedimento provvede all inoltro delle richieste e delle contestazioni all ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti. Art. 10 Spese di contratto, di registro ed accessorie 1. Sono a carico dell appaltatore le spese di contratto, di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché di ogni altro onere connesso alla stipulazione del contratto medesimo compresi gli oneri tributari. 2. Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell appaltatore provvedere all assolvimento dell onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte dell amministrazione committente sono subordinati alla dimostrazione dell eseguito versamento delle maggiori imposte. 3. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, l amministrazione committente rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate. 4. Sono pure a carico dell appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Art. 11 Stipulazione ed approvazione del contratto 1. La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione nel caso di procedura aperta, procedura ristretta, procedura ristretta semplificata ed appalto - concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione dell offerta nel caso di procedura negoziata e di cottimo fiduciario. L approvazione dei contratti, ove prevista, deve avvenire nei termini stabiliti dagli ordinamenti di ciascuna amministrazione committente. 2. Se la stipula del contratto o la sua approvazione non avviene nei termini fissati dal comma precedente, l impresa può, mediante atto notificato all amministrazione committente, sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell istanza, all impresa non spetta alcun indennizzo. 3. L appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d urgenza, l impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere provvisionali. Art. 12 Pagamenti in acconto 1. Nel corso dell esecuzione dei lavori sono erogati all appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal capitolato speciale ed a misura dell avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti. 2. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dall incaricato dell amministrazione committente, secondo il proprio ordinamento, sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l importo previsto per ciascuna rata. 3. Sono fatte salve le disposizioni di cui all articolo 110, comma 3 del Regolamento. Art. 13 Cessione del corrispettivo d appalto 1. Le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l esercizio dell attività di acquisto di crediti di impresa. 2. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all amministrazione debitrice. 3. La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al comma L amministrazione pubblica, al momento della stipula del contratto o contestualmente, può preventivamente riconoscere la cessione da parte dell appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
5 /7/2003 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Suppl. straord. N In ogni caso, l amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto. Art. 14 Termini di pagamento degli acconti e del saldo 1. Il termine per l emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell articolo 109 del Regolamento. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. 2. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria, ove prevista, non può superare i novanta giorni dall emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Nel caso l appaltatore tenuto alla garanzia fideiussoria non l abbia preventivamente presentata, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa. 3. I capitolati speciali ed i contratti possono stabilire termini diversi. Termini di pagamento superiori a quelli di cui ai commi 1 e 2 sono ammessi per motivate circostanze, sempre che l amministrazione aggiudicatrice ne abbia fatta menzione negli atti di gara. 4. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini indicati nel capitolato speciale sono dovuti gli interessi a norma di legge. 5. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi. 6. Nel caso di concessione di lavori pubblici il cui prezzo sia da corrispondersi in più rate annuali, il disciplinare di concessione prevede la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento. 7. L importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve. 8. Il computo degli interessi è effettuato nel rispetto di quanto previsto all articolo 30 del D.M. 19 aprile 2000, n Art. 15 Penali 1. Per il maggior tempo impiegato dall appaltatore nell esecuzione dell appalto oltre il termine contrattuale è applicata la penale nell ammontare stabilito dal capitolato speciale o dal contratto. 2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dall amministrazione committente in relazione alla tipologia, alla categoria, all entità ed alla complessità dell intervento, nonché al suo livello qualitativo. 3. Qualora il capitolato speciale preveda scadenze differenziate di varie lavorazioni, oppure sia prevista l esecuzione dell appalto articolata in più parti, il ritardo nella singola scadenza comporta l applicazione della penale nell ammontare contrattualmente stabilito. 4. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori di lavori pubblici, le penali da applicare sono stabilite in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel capitolato speciale d appalto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l 1 per mille dell ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all entità delle conseguenze legate all eventuale ritardo. 5. Il Direttore dei lavori riferisce tempestivamente al Responsabile unico del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell adempimento determina un importo massimo della penale superiore all importo previsto al comma 4, il responsabile unico del procedimento promuove l avvio delle procedure previste dall articolo E ammessa, su motivata richiesta dell appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all interesse dell amministrazione committente. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all appaltatore. 7. Sull istanza di disapplicazione della penale decide l amministrazione committente su proposta del Responsabile unico del procedimento, sentito il Direttore dei lavori e l organo di collaudo ove costituito. Art. 16 Risoluzione dei contratti per reati accertati 1. Qualora nei confronti dell appaltatore sia intervenuta l emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell amministrazione committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, l amministrazione com-
6 Suppl. straord. N. 7 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA 21/7/ mittente valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell intervento, l opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Art. 17 Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo 1. Quando il Direttore dei lavori accerta che comportamenti dell appaltatore costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al Responsabile unico del procedimento una relazione, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all appaltatore. 2. Su indicazione dell amministrazione committente il Direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile dell amministrazione committente. 3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l appaltatore abbia risposto, l amministrazione committente dispone la risoluzione del contratto. 4. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il Direttore dei lavori gli assegna un termine per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. 5. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile unico del procedimento. 6. Sulla base del processo verbale, qualora l inadempimento permanga, l amministrazione committente dispone la risoluzione del contratto. Art. 18 Inadempimento di contratti per cottimo 1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell esecutore la risoluzione è dichiarata dall amministrazione committente, previa ingiunzione del Direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto all amministrazione committente. Art. 19 Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti 1. Il Responsabile unico del procedimento, nel comunicare all appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l inventario di materiali, macchine e mezzi d opera che devono essere presi in consegna dal Direttore dei lavori. 2. In sede di liquidazione finale dei lavori dell appalto risolto è determinato l onere da porre a carico dell appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove l amministrazione committente non si sia avvalsa della facoltà prevista dall articolo 15, comma 2, della legge. Art. 20 Recesso dal contratto e valutazione del decimo 1. L amministrazione committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e già accettati dal Direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto, oltre al decimo dell importo delle opere non eseguite. 2. Il decimo dell importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d asta, e l ammontare netto dei lavori eseguiti. 3. L esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l amministrazione committente prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. 4. L amministrazione committente può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. 5. L appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione dell amministrazione committente nel ter-
7 /7/2003 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Suppl. straord. N. 7 mine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d ufficio ed a sue spese. Art. 21 Riconoscimenti a favore dell appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori 1. Nel caso di accoglimento dell istanza di recesso dell appaltatore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa dell amministrazione committente ai sensi dell articolo 78, commi 8 e 9, del Regolamento, l appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali ai sensi dell articolo 10, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle percentuali, calcolate sull importo netto dell appalto, indicate all articolo 9, comma 1 del D.M. 19 aprile 2000, n Nel caso di appalto integrato, l appaltatore ha altresì diritto al rimborso delle spese del progetto esecutivo nell importo quantificato nei documenti di gara; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo all amministrazione committente. 2. Ove l istanza dell impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all interesse legale calcolato sull importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. 3. Oltre alle somme espressamente previste nei commi1e2nessun altro compenso o indennizzo spetta all appaltatore. 4. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 1, debitamente quantificata, deve essere inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2 deve essere formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all articolo 106 del Regolamento. Art. 22 Sospensione e ripresa dei lavori 1. E ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei lavori, ai sensi dell articolo 82, comma 1, del Regolamento nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d opera nei casi previsti dall articolo 27, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto. 2. La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell esecuzione dell appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto. 3. L appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi1e2,senza che l amministrazione committente abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidarla per iscritto a provvedere alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all atto della ripresa dei lavori, qualora l appaltatore intenda far valere l illegittima maggiore durata della sospensione. 4. Nei casi previsti dall articolo 82, comma 2, del Regolamento, il responsabile unico del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l amministrazione committente si oppone allo scioglimento, l appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. 5. Salvo quanto previsto dall ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all appaltatore alcun compenso o indennizzo. 6. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l esecuzione dei lavori. 7. Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell articolo 82, comma 7, del Regolamento, si applicano i commi 1,2e5;essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall impresa.
8 Suppl. straord. N. 7 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA 21/7/ Art. 23 Sospensione illegittima 1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dall amministrazione committente per cause diverse da quelle stabilite dall articolo 22 sono considerate illegittime e danno diritto all appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti. 2. Ai sensi dell articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri: a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall articolo 26, comma 2, lettera c) del Regolamento, rapportata alla durata dell illegittima sospensione; b) la lesione dell utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall articolo 14, comma 8, computati sulla percentuale prevista dall articolo 26, comma 2, lettera d) del Regolamento, rapportata alla durata dell illegittima sospensione; c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d opera accertati dal Direttore dei lavori ai sensi dell articolo 82, comma 5, del Regolamento; d) la determinazione dell ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali. 3. Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori. Art. 24 Proroghe 1. L appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. 2. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 3. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all appaltatore per l eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell amministrazione committente. 3. La risposta in merito all istanza di proroga è resa dal responsabile unico del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. Art. 25 Accettazione, qualità ed impiego dei materiali 1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l accettazione del Direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell articolo 86 del Regolamento. 2. L accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. 3. Ove l appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, l amministrazione committente può provvedervi direttamente a spese dell appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d ufficio. 4. Anche dopo l accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri dell amministrazione committente in sede di collaudo. 5. L appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. 6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei lavori l impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell organo di collaudo. 7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le
9 /7/2003 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Suppl. straord. N. 7 stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale. 8. La direzione dei lavori o l organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d appalto ma ritenute necessarie per stabilire l idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell appaltatore. Art. 26 Provvista dei materiali 1. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all incremento dei prezzi pattuiti. 2. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all appaltatore dalla loro fornitura a piè d opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi. 3. A richiesta dell amministrazione committente l appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati. Art. 27 Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto 1. Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza. 2. Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli articoli 85 e 86 del Regolamento. 3. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l appaltatore non può cambiarli senza l autorizzazione scritta del Direttore dei lavori, che riporti l espressa approvazione dell amministrazione committente. In tal caso si applica l articolo 26, comma 2. Art. 28 Valutazione dei lavori in corso d opera 1. Ferme le disposizioni del Regolamento in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera i capitolati speciali possono stabilire anche il prezzo a piè d opera, e prevedere il loro accreditamento in contabilità prima della messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo stesso. 2. Salva diversa pattuizione, all importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell appalto ed accettati dal Direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima. 3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei lavori ai sensi dell articolo 25, comma 1. Art. 29 Variazione al progetto appaltato 1. Ai sensi dell articolo 83 del Regolamento, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile unico del procedimento, comporta l obbligo dell appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. 2. Per le sole ipotesi previste dalla legge, l amministrazione committente durante l esecuzione dell appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell importo dell appalto, e l appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l eventuale applicazione dell articolo 83, comma 6, e 85 del Regolamento, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. 3. Se la variante, nei casi previsti dal comma 2, supera tale limite il responsabile unico del procedimento ne dà comunicazione all appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione l amministrazione committente deve comunicare all appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile uni-
10 Suppl. straord. N. 7 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA 21/7/ co del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se l amministrazione committente non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall appaltatore. 4. Ai fini della determinazione del quinto, l importo dell appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell importo degli atti di sottomissione per varianti già intervenute, nonché dell ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all appaltatore ai sensi dell articolo 35 della legge. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell articolo 27, comma 1, lettera e), della legge. 5. Nel calcolo di cui al comma 4 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell articolo 27, comma 1, lettera e) della legge, l appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente. 6. Ferma l impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell appalto, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell intervento ritenute omogenee secondo le indicazioni del capitolato speciale, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all appaltatore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell importo dell appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della quantità del singolo gruppo che supera il quinto della corrispondente quantità originaria e solo per la parte che supera tale limite. 7. In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dall amministrazione committente, salvo il diritto dell appaltatore di formulare la relativa riserva per l ulteriore richiesta. 8. Qualora il progetto esecutivo sia stato redatto a cura dell appaltatore, e la variante derivi da errori o omissioni progettuali imputabili all appaltatore stesso, sono a suo totale carico l onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dall amministrazione committente. Art. 30 Diminuzione dei lavori 1. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall articolo 27 della legge, l amministrazione committente può sempre ordinare l esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in capitolato speciale d appalto, nel limite di un quinto dell importo di contratto, come determinato ai sensi dell articolo 29, comma 4, e senza che nulla spetti all appaltatore a titolo di indennizzo. 2. L intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell importo contrattuale. Art. 31 Danni 1. Sono a carico dell appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell appalto. 2. L onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell appaltatore, indipendentemente dall esistenza di adeguata copertura assicurativa. Art. 32 Difetti di costruzione 1. L appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. 2. Se l appaltatore contesta l ordine del Direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile unico del procedimento; qualora l appaltatore non ottemperi all ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto. 3. Qualora il Direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell appaltatore, in caso contrario l appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso. Art. 33 Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori
11 /7/2003 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Suppl. straord. N I controlli e le verifiche eseguite dall amministrazione committente nel corso dell appalto non escludono la responsabilità dell appaltatore per vizi, difetti e difformità dell opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l insorgere di alcun diritto in capo all appaltatore, né alcuna preclusione in capo all amministrazione committente. Art. 34 Compensi all appaltatore per danni cagionati da forza maggiore 1. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di otto giorni lavorativi da quello del verificarsi del danno. 2. L indennizzo per i danni è limitato all importo dei lavori necessari per l occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d opera. 3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 4. L appaltatore non può sospendere o rallentare l esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l accertamento dei fatti. 5. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale. Art. 35 Tempo per la ultimazione dei lavori 1. L appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale ai sensi dell articolo 79 del Regolamento, dall ultimo dei verbali di consegna. 2. L ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. 3. L appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all amministrazione committente, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. 4. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell articolo 17, ai fini dell applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all articolo 38, comma 10, del Regolamento e il termine assegnato dal Direttore dei lavori per compiere i lavori. Art. 36 Premio di accelerazione 1. In casi particolari che rendano apprezzabile l interesse a che l ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che all appaltatore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, sempre che l esecuzione dell appalto sia conforme alle obbligazioni assunte. Art. 37 Forma e contenuto delle riserve 1. L appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. 2. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell appalto idoneo a riceverle, successivo all insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità con le modalità di cui all articolo 106 del Regolamento successivamente al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. 3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l appaltatore ha l onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall articolo 106, comma 3, del Regolamento.
12 Suppl. straord. N. 7 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA 21/7/ La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all importo iscritto. Art. 38 Definizione delle riserve al termine dei lavori 1. Le riserve e le pretese dell appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario, sono esaminate e valutate dall amministrazione committente entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo. 2. Qualora siano decorsi i termini previsti dall articolo 29 della legge senza che l amministrazione committente abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. L amministrazione committente deve in tal caso pronunziarsi entro i successivi novanta giorni. 3. Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dall amministrazione committente deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell appaltatore dell importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale. 4. Le domande che fanno valere in via ordinaria o arbitrale pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Art. 39 Tempo del giudizio 1. L appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui all articolo 35, comma 2, della legge o della determinazione prevista dall articolo 38, commi1e2,oppure dalla scadenza dei termini previsti dagli stessi commi 1e2. 2. Salvo diverso accordo delle parti, e qualora la domanda non abbia ad oggetto questioni la cui definizione non è differibile nel tempo, la controversia arbitrale non può svolgersi prima che siano decorsi i termini di cui ai commi 1e2dell articolo Se nel corso dell appalto sono state proposte più domande di arbitrato in relazione a diverse procedure di accordo bonario, queste sono decise in un unico giudizio ai sensi del comma 2. Art. 40 Controversie 1. Se il contratto o gli atti di gara non contengono espressa clausola compromissoria, la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetta, ai sensi dell articolo 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. 2. Se le parti intendono deferire ad arbitri le controversie derivanti dal contratto di appalto, nel contratto o nel compromesso è fatto richiamo all articolo 36, comma 1, della legge e alle disposizioni del presente articolo. 3. Nell ipotesi di cui al comma 2, le controversie sono risolte da un collegio arbitrale costituito presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici. Art. 41 Proprietà degli oggetti trovati 1. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene all amministrazione committente la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l arte o l archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l integrità ed il diligente recupero. 2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato all amministrazione committente. L appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione dell amministrazione committente. Art. 42 Proprietà dei materiali di demolizione 1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell amministrazione. 2. L appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative. 3. Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.
13 /7/2003 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Suppl. straord. N. 7 Art. 43 Collaudo 1. Il decorso del termine fissato dall articolo 144, comma 1 del Regolamento, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell appaltatore dal collaudo stesso, determina l estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell articolo 30, comma 2, della legge. 2. Oltre a quanto disposto dall articolo 138 del Regolamento, sono ad esclusivo carico dell appaltatore le spese di visita del personale dell amministrazione committente per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all impresa. VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
14 Suppl. straord. N. 7 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA 21/7/ PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO FASCICOLO UNICO CONTENENTE LE PARTI I-II-III Durata dell abbonamento 12 mesi Canone annuo indivisibile ITALIA Euro 60,00 Canone annuo indivisibile ESTERO DOPPIO L attivazione ed il rinnovo dell abbonamento avverrà previo invio dell attestazione o copia della ricevuta di versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 TRIESTE FAX L abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d ufficio dell abbonamento per mancato pagamento del canone entro i termini indicati nel successivo paragrafo) dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone. Al fine di evitare la sospensione d ufficio dell abbonamento si consiglia di inoltrare al Servizio del Provveditorato l attestazione o copia della ricevuta del versamento del canone per il rinnovo entro 2 mesi dalla data di scadenza riscontrabile sull etichetta di spedizione del fascicolo B.U.R. Superato tale termine l abbonamento viene sospeso d ufficio. Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell abbonamento, saranno inviati gratuitamente se segnalati al Servizio Provveditorato - per iscritto - entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione. Superato tale termine i fascicoli saranno forniti a pagamento rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia. La disdetta dell abbonamento dovrà pervenire al Servizio del Provveditorato - per iscritto - 60 (sessanta) giorni prima della sua scadenza. Costo singolo fascicolo ITALIA Euro 1,50 Fascicoli con oltre 100 pagine: ogni 100 pagine o frazione superiore alle 50 pagine Euro 1,50 Costo singolo fascicolo ESTERO DOPPIO I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo di copertina INSERZIONI Le inserzioni vanno inoltrate esclusivamente alla DIREZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso la SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto e bollato nei casi previsti PUBBLICAZIONE STATUTI PROVINCIALI E COMUNALI per Province e Comuni con più di abitanti riduzione 50% tariffa per Province e Comuni con meno di abitanti riduzione 75% tariffa PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ED INSERZIONI Versamento in Euro sul c/c postale n intestato alla CRTRIESTE BANCA S.P.A. - TESORERIA REGIONALE - TRIESTE, con indicazione obbligatoria della causale del pagamento. IL BOLLETTINO UFFICIALE PARTE I-II-III È IN VENDITA PRESSO: ANNATA CORRENTE STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.A. Via privata OTO, 29 LA SPEZIA LIBRERIA ITALO SVEVO Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni MARIMAR s.r.l. CARTOLERIA BENEDETTI Vicolo Gorgo, 8 CARTOLIBRERIA ANTONINI Via Mazzini, 16 LIBRERIA MINERVA Piazza XX Settembre LIBRERIA FELTRINELLI Via della Repubblica, 2 TRIESTE UDINE GORIZIA PORDENONE PARMA LIBRERIA GOLDONI S. Marco, 4742 VENEZIA LIBRERIA COMMERCIALE V.le Coni Zugna, 62 LIBRERIA LATTES Via Garibaldi, 3 MILANO TORINO COSTO DELL INSERZIONE Il costo complessivo dell inserzione viene calcolato dal Servizio del Provveditorato che emetterà relativa fattura successivamente alla pubblicazione dell avviso, ed è così determinato: LIBRERIA DI STEFANO Via Ceccardi, 2 ANNATE PRECEDENTI GENOVA Per ogni centimetro (arrotondato per eccesso) di testo stampato nell ambito della/e colonna/e della pagina del B.U.R., riferito alla fincatura di separazione (max 24 cm.) delle colonne ed alla linea divisoria di inizio/fine avviso (presunti Euro 1,50 IVA inclusa per ciascuna riga o parte di riga di 60 battute tipo uso bollo) Euro 3,00 IVA incl. rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Servizio del Provveditorato - CORSO CAVOUR, 1- DAL 1964 TRIESTE tel (fax 2312) AL rivolgersi allo Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - Via Privata OTO, 29 - La Spezia - Tel DALL 1/4/2001 GUIDO BAGGI - Direttore responsabile Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991 EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.A. (La Spezia)

References: articolo 34
 articolo 34
 articolo 4
 articolo 42
 articolo 34
 articolo 4
 Art. 1
 articolo 4
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 articolo 32
 articolo 30
 articolo 29
 Art. 8
 Art. 9
 Art. 10
 Art. 11
 Art. 12
 articolo 110
 Art. 13
 Art. 14
 articolo 109
 articolo 30
 Art. 15
 Art. 16
 articolo 3
 sentenza 
 Art. 17
 Art. 18
 Art. 19
 articolo 15
 Art. 20
 Art. 21
 articolo 78
 articolo 10
 articolo 9
 articolo 106
 Art. 22
 articolo 82
 articolo 27
 articolo 82
 articolo 82
 Art. 23
 articolo 22
 articolo 1382
 articolo 26
 articolo 14
 articolo 26
 articolo 82
 Art. 24
 Art. 25
 articolo 86
 Art. 26
 Art. 27
 articolo 26
 Art. 28
 articolo 25
 Art. 29
 articolo 83
 articolo 83
 articolo 35
 articolo 27
 articolo 27
 Art. 30
 articolo 27
 articolo 29
 Art. 31
 Art. 32
 Art. 33
 Art. 34
 Art. 35
 articolo 79
 articolo 17
 articolo 38
 Art. 36
 Art. 37
 articolo 106
 articolo 106
 Art. 38
 articolo 29
 Art. 39
 articolo 35
 articolo 38
 Art. 40
 articolo 20
 articolo 36
 Art. 41
 Art. 42
 Art. 43
 articolo 144
 articolo 30
 articolo 138