Source: http://docplayer.it/18227296-La-gestione-dei-tempi-il-cronoprogramma.html
Timestamp: 2018-11-14 07:20:08+00:00

Document:
La gestione dei tempi IL CRONOPROGRAMMA - PDF
Download "La gestione dei tempi IL CRONOPROGRAMMA"
1 Dipartimento di Architettura e Territorio darte Corso di Studio in Architettura quinquennale Classe LM-4 Corso di Project Management, Gestione OO.PP e Cantiere - C prof. Renato G. Laganà La gestione dei tempi IL CRONOPROGRAMMA Prof. arch. Renato Laganà
2 GLI INPUT E I LORO CONTENUTI Articolo 17. All. XXI Codice Appalti Cronoprogramma. 1. Il progetto definitivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, redatto anche al fine di stabilire in via convenzionale (nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso) l'importo degli stessi da eseguire in ciascun mese dalla data della consegna.. Art. 40 DPR 207/2010 Cronoprogramma 1. Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni. Il cronoprogramma è composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi.
3 Articolo 17. All. XXI Codice Appalti Il cronoprogramma è composto: a) da una rappresentazione grafica di tutte le attività costruttive suddivise in livelli gerarchici dal più generale oggetto del progetto fino alle più elementari attività gestibili autonomamente dal punto di vista delle responsabilità, dei costi e dei tempi Articolo 17. All. XXI Codice Appalti b) da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione delle lavorazioni nei suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale
4 Articolo 17. All. XXI Codice Appalti obbligo per l impresa (nell articolato del capitolato speciale d'appalto) PROGRAMMA DI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI fasi costruttive intermedie indicazione dell'importo dei vari stati di avanzamento dell'esecuzione dell'intervento alle scadenze temporali contrattualmente previste Articolo 17. All. XXI Codice Appalti 3. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole
5 CRONOPROGRAMMA Art. 40 DPR 207/2010 Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni. Il cronoprogramma è redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna. IMPORTO LAVORI COMPLESSIVO ANNO 1999 IMPORTO LAVORI COMPLESSIVO ANNO 2000 IMPORTO LAVORI COMPLESSIVO ANNO 2001 IMPORTO LAVORI FINALE ANNO 2002 CRONOPROGRAMMA Art. 40, comma 2 DPR 207/ Nei casi di cui all art art 53, comma 2, lettere b) e c), del codice (appalto-concorso e appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione), il cronoprogramma è presentato dal concorrente unitamente all'offerta.
6 CRONOPROGRAMMA Art. 40, comma 3 DPR 207/ Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. PROGRAMMAZIONE ATTRAVERSO DIAGRAMMI A BARRE Si rappresentano le varie attività previste su un calendario di lavori, e a ciascuna di esse viene assegnata una data di inizio e una di termine.
7 DIAGRAMMA DI GANTT TEMPI DI COSTRUZIONE Sull asse delle ascisse sono riportati i tempi di costruzione espressi in giorni o in mesi lavorativi a partire dalla data di consegna dei lavori. FASI DI COSTRUZIONE Sull asse delle ordinate l elenco delle fasi di costruzione. DIAGRAMMA DI GANTT Le date possono essere espresse sia come giorni settimane
8 DIAGRAMMA DI GANTT Henry Laurence Gantt ( ), ingegnere meccanico e consulente aziendale, ha sviluppato le sue teorie, come indicato nel grafico accanto, nei primi anni del Novecento. Le prime applicazioni in edilizia sono del 1931 (diga di Hoover) DIAGRAMMA DI GANTT Il diagramma mette in relazione diretta tempi e fasi di lavorazione esprimendo nel grafico l evoluzione dell opera.
9 DIAGRAMMA DI GANTT Passaggi per costruire un diagramma 1. Identificare le attività da pianificare 2. Determinare la durata di ogni attività 3. Elencare ogni attività lungo l asse verticale del grafico (In generale, elencare le attività da eseguire prima in alto e poi muoversi verso il basso con le attività che succederanno) 4. Usare l asse orizzontale per le date 5. Determinare le date di inizio e di fine per attività (Si consideri che le attività devono essere completate o parzialmente completate prima dell attività successiva) DIAGRAMMA DI GANTT Per segnalare l avanzamento del diagramma : Se l attività è stata completata annerire completamente nella barra corrispondente all attività Se l attività è stata parzialmente completata, annerire la barra in percentuale che rappresenta la parte dell attività completata Le barre non annerite rappresentano le attività che non sono state avviate.
10 DIAGRAMMA DI GANTT : Esercizio Attività Precedenze Descrizione tempo(h) A nessuna decidere la data per la festa 1 B A prenotare un castello gonfiabile 1 C A inviare gli inviti 4 D C ricevere le risposte 7 E D acquistare giocattoli e palloncini 1 F D comprare il cibo 3 G E gonfiare i palloncini 2 H F preparare le pietanze 1 I H, G decorare 1 J B gonfiare il castello 1 K J, I tenere la festa 1 L K fare le pulizie 4 M K restituire il castello gonfiabile 1 N L mandare lettere di ringraziamento 3 O M donare i regali indesiderati 3 DIAGRAMMA DI GANTT : Esercizio Disegnare il diagramma di Gantt utilizzando i seguenti criteri: 1 Segnare le ore da 0 a 30 lungo l'asse orizzontale 2 Segnare una controllo alle ore 14 per monitorare l'avanzamento 3 Assumere e dimostrare che le attività A, B, C e D sono state completate in 14 ore 4 Quali attività stabilite sono più avanti e quali attività sono in ritardo C B A ore 14 monitoraggio D 0 30 ore
11 DIAGRAMMA DI GANTT : Esercizio costruito con MS Project DIAGRAMMA DI GANTT E COSTI Il Cronoprogramma può e deve essere integrato riportando in ascisse, oltre al tempo, i costi delle opere eseguite in un determinato periodo temporale e quindi i ricavi, l avanzamento economico dei lavori. Questa operazione consente al committente di poter preventivare i tempi di erogazione, quindi, conoscerà la disponibilità di spesa che deve possedere nel tempo per poter saldare l impresa, che potrà fare i conti sulla sua produttività e prevedere i tempi di incasso programmandosi i pagamenti delle forniture, degli operai, dei noli, etc.
12 DIAGRAMMA DI GANTT E COSTI Difficoltà e Rischi nel Project Management La stima precisa dei costi è una sfida costante Seguire le linee guida di stima dei costi. E 'molto difficile misurare i progressi e rispettare le scadenze Migliorare la propria abilità nella stima dei costi in modo da considerare i tipi di problemi che possono verificarsi. Sviluppare un rapporto più stretto con gli altri membri del team. Essere realistici nello stabilire i requisiti nell incontro iniziale e seguire un approccio iterativo. Utilizzare i grafici dei costi realizzati per monitorare i progressi. DIAGRAMMA DI GANTT Sono numerosi i programmi elettronici che consentono di pianificare attraverso i diagrammi Gantt la progettazione esecutiva, in termini operativi del cantiere
13 LIMITI DEI DIAGRAMMI GANTT Tendono a rappresentare più facilmente una certa situazione in un certo istante di tempo che non lo svolgersi del programma Non è possibile capire quali siano le attività strategiche del programma, quelle cioè che debbono essere seguite prioritariamente per permettere la fine di un programma entro una certa data LIMITI DEI DIAGRAMMI GANTT Non è agevole introdurre in questo sistema un metodo di gestione delle risorse Non permette di mettere in evidenza eventuali dilazioni che possono essere concesse all inizio e/o alla fine di una determinata attività
14 LIMITI DEI DIAGRAMMI GANTT Non è evidente quali siano i vincoli che debbono essere rispettati perché una attività possa iniziare. Tra le prime applicazioni della programmazione reticolare e dei metodi basati sull analisi dei cammini di attività necessari per raggiungere un certo obiettivo quello che si è più affermato in edilizia è il PERT Program Evaluation and Review Tecnique IL PERT PERT CPM PEP LCSS Critical Path Method Program Evaluation Procedure Least Cost Estimating and Scheduling
15 È necessario un metodo più rigoroso per eseguire una programmazione che tenga conto: valutazione delle attività critiche; rilevazione delle implicazioni in fase di riprogrammazione, per evidenziare le interrelazioni, per misurare i "cosa..se"; misurazione dei rapporti di dipendenza tra le varie attività; riprogrammazione dei lavori sulla base dello stato di avanzamento o di modifiche del progetto; miglioramento e ottimizzazione delle risorse; rappresentazione grafica in scala. COMPARAZIONE TRA L'EFFETTIVO E IL PROGRAMMATO in ascissa il ritardo temporale effettivo rispetto al programmato, parametro che deve essere arginato il prima possibile. PERT (Program Evaluation and Review Technique) Rappresentazione del programma di lavoro attraverso un reticolo di attività ed eventi che visualizzi in maniera completa l'interdipendenza tra le attività elementari che costituiscono il progetto Il PERT analizza eventi interdipendenti e determina il PERCORSO CRITICO successione di operazioni che condizionano la durata totale di esecuzione
16 PERT (Program Evaluation and Review Technique) Il PERT (Program Evaluation and Review Technique - tecnica per lo sviluppo e l'aggiornamento del programma) è stato creato nel 1958 negli Stati Uniti per pianificare il programma spaziale POLARIS. Il periodo previsto inizialmente per questo programma che ha coinvolto subappaltatori, è stato di 6 anni. L'applicazione della tecnica PERT ha ridotto quel periodo a 2,5 anni. Strumento grafico di tipo reticolare di supporto alla programmazione operativa per la previsione delle probabilità di raggiungere specifici obiettivi riguardanti durate (PERT Time) e costi (PERT-Cost) Metodo da usare principalmente in interventi in cui le quantità e la produttività sono incerte, cioè di difficile formulazione in termini deterministici. PERT (Program Evaluation and Review Technique) Termini Definizioni Rappresentazione grafica Attività 1 : N de l étape 10 : Date au plus tôt 18 : Date au plus tard 1: Numero di stage Attività di evoluzione da uno stato iniziale ad uno stato finale. Ogni attività ha una durata e un costo. 10: Date al più presto 18: Date al più tardi La sua rappresentazione è una freccia nella direzione del tempo. La sua lunghezza non è proporzionale alla sua durata. A: Nome attività 10: Task Durata Eventi Un evento è l'inizio o la fine di un compito. Non è il tempo o il costo 1: Numero dell evento 10: Data di inizio 18: Data della fine
17 PERT (Program Evaluation and Review Technique) Termini Definizioni Rappresentazione grafica Rete 1 : N de l étape 10 : Date au plus tôt 18 : Date au plus tard 1: Numero di stage 10: Date al più presto Tutte le attività e gli 18: Date al più tardi eventi che definiscono il progetto. Mette in evidenza il rapporto tra le attività e gli eventi Task fittizia Si tratta di un vincolo tra le non-attività dipendenti. Durata e costi sono pari a zero Essa è rappresentata da una freccia tratteggiata. Nel caso di sotto, E è fittizio. C segue A e B D, solo B ciascun nodo rappresenta un evento, che è una realizzazione specifica, definibile e collegabile ad un particolare istante del tempo Gli eventi possono essere iniziali e finali, e riguardare ogni attività; sono contrassegnati con un codice numerico e servono come punti di controllo del progetto. Se ci si trova di fronte a più attività che concorrono in uno stesso nodo, l'evento si è verificato quando tutte le attività che arrivano al nodo sono completate. Ad ogni attività è associata una durata, espressa in una certa unità di misura del tempo (ore, giorni, mesi). Nel reticolo la lunghezza della freccia o dell'arco è indipendente dalla durata dell'attività stessa.
18 Fra due nodi si può anche trovare un'attività di durata zero (segmento tratteggiato) e indica una relazione di precedenza fra eventi, che non comporta una relazione di lavoro. Il PERT riesce a ridurre del 20% circa durata, costi di programmazione e controllo. Aiuta a fissare le misure adeguate per ottenere gli obiettivi nei termini prestabiliti, perché presenta una modalità di programmazione più dinamica, completa e logica. PERT (Program Evaluation and Review Technique) costruisce le basi di una gestione integrata del progetto facilita il Project Manager nella definizione di un quadro logico sull'evoluzione del progetto evita incomprensioni in fase di sviluppo del progetto migliora il livello di responsabilità reciproca fra gli esecutori delle attività aumenta il livello di simulazione gestionale del progetto pone le basi della costruzione di una pianificazione temporale affidabile e "dinamica" anche tramite l'uso del metodo del cammino critico (CPM)
19 3 Predisporre le modello basi 2 0 Costruire Finire la casa 3 6 l opera 1 7 Progetto casa e Ordinare e erogazione ricevere i Seleziona 1 1 Selezionare finanziamento materiali re le i pavimenti pitture 5 Avvio 1 3 Progetto casa e erogazione Predisporre le basi 2 2 finanziamento Ordinare e ricevere I materiali Costruire la casa Selezionare pitture Selezionare I pavimenti Finire l opera 7 1 ATTIVITA CONCORRENTI Predisporre le basi 2 3 Ordinare i materiali Predisporre le basi Modellare Ordinare i materiali (a) Rapporto di precedenza non corretto (b) Corretto rapporto di precedenza
20 CPM Critical Path Method Metodo che identifica le attività e gli eventi situati sul percorso critico Si rappresenta graficamente come un reticolo PERT oppure con un diagramma tipo PDM (Procedure Diagramming Method in cui le attività, rappresentate in forma di scatola o rettangolo) sono collegate tra loro tramite legami logici che esprimono reciproci vincoli, evidenziando le precedenze. Il PERT associato al CPM (Critical Path Method) consente di effettuare analisi considerando anche i costi associati alle attività. La base del CPM è analoga a quella del PERT: viene prima realizzato il reticolo delle attività, poi si passa al calcolo del tempo necessario alla realizzazione e al relativo costo.
21 Confronto tra PERT e Gantt Diagramma PERT Ci mostra le dipendenze in modo esplicito Ci permette di calcolare il percorso critico Può dirci come un compito in ritardo influenza altri compiti Diagramma Gantt Ci permette di registrare i progressi del progetto Ci permette di vedere quali attività sono in ritardo Ci permette di rappresentare le attività che si sovrappongono Strumenti di Project Management, e MS Project Ci permettono di specificare i compiti, le dipendenze, ecc Ci permettono di specificare l'avanzamento delle attività, ecc In grado di generare o diagrammi di Gantt (a seconda che vogliamo) o PERT dai dati inseriti DIAGRAMMA DI GANTT EVOLUTO Durata normale di una attività Interruzione festiva Intervallo di tempo di una normale attività Pianificazione effettiva Durata di una attività critica
22 DIAGRAMMA DI GANTT Con barre di riepilogo per ogni sotto-progetto Dalla sequenza delle schede operative delle lavorazioni (WBS) si precisano le durate delle singole lavorazioni
23 Costruzione del diagramma sul modello del Gantt evoluto Dettagli del diagramma con la sequenza delle attività, la loro durata e il codice WBS di ciascuna lavorazione In basso: la magnitudo dei rischi, il calcolo degli uomini-giorno e le indicazioni per le riunioni operative
24 Il Diagramma dei Lavori Integrato Viene formulato durante la progettazione dell opera con la indicazione dell inizio e della fine dei lavori e la successione delle sequenze operative. La stima della durata serve a stabilire la produttività delle squadre operative in base alla loro composizione.
Corso di Progettazione e Organizzazione della Sicurezza nel Cantiere - prof. arch. Renato G. Laganà LA PIANIFICAZIONE DELLA SICUREZZA IN CANTIERE Prof. arch. Renato Laganà La progettazione operativa Insieme

References: Articolo 17
 Art. 40
 Articolo 17
 Articolo 17
 Articolo 17
 Articolo 17
 Art. 40
 Art. 40
 Art. 40