Source: http://docplayer.es/8188408-Practicas-pgsi-practica-4-gestion-de-las-cargas-de-trabajo-de-los-recursos-y-delimitaciones-de-tareas.html
Timestamp: 2019-01-21 10:29:22+00:00

Document:
Prácticas PGSI. Práctica 4. Gestión de las Cargas de Trabajo de los Recursos y Delimitaciones de Tareas - PDF
Download "Prácticas PGSI. Práctica 4. Gestión de las Cargas de Trabajo de los Recursos y Delimitaciones de Tareas"
María Cristina Navarrete Blázquez
1 Prácticas PGSI Práctica 4. Gestión de las Cargas de Trabajo de los Recursos y Delimitaciones de Tareas
2 Introducción a la Programación con Recursos A medida que avanza la planificación se realizan ajustes para reflejar: el alcance del proyecto las asignaciones del proyecto otra nueva información Los cambios en los recursos afectan a la Programación del Proyecto Cuando se modifica una asignación: Se recalcula la programación inmediatamente Importante considerar: Método de Programación Configuración del tipo de tarea
3 Tipos de Programación Programación Condicionada por el Esfuerzo: Alarga o Reduce la Duración de una tarea para adaptarla a cambios en los recursos No cambia el trabajo (esfuerzo) total de la Tarea Ejemplo: Una tarea puede necesitar 32 horas de trabajo para su finalización, pero puede tener programada una duración de 2 días. Para completar la tarea en 2 días, se deben asignar dos recursos, que tienen que trabajar 8 horas diarias cada uno. Si se quitase un recurso de la tarea, la duración se alargaría a 4 días, mientras que el esfuerzo necesario para completarla (32 horas) no variaría. Sólo es aplicable a recursos que se agregan o se quitan en una tarea.
4 Tipos de Programación Programación Condicionada por el Esfuerzo: Es la que usa Project por defecto Puede cambiarse: Tareas individuales (Información de la Tarea Avanzado) Todas las nuevas tareas creadas en un proyecto Opciones-Herramientas-Programación-Desactivar Casilla La configuración del tipo de tarea influye en cómo se programan las tareas: Tres tipos de tareas Unidades Fijas Duración Fija Trabajo Fijo Ecuación básica: Trabajo = Duración * Unidades
5 Tipos de Programación Programación Condicionada por el Esfuerzo: Modificación de una Tarea de Unidades Fijas Unidades Fijas Condicionada Esfuerzo Duración Unidades Trabajo Añadir una unidad del mismo recurso (A) 1 Semana 200% Recurso A 40 horas cada uno 80 horas en total Añadir una unidad de un recurso distinto (B) 1 Semana 100% Recurso A 100% Recurso B 40 horas 40 horas 80 horas en total Unidades Fijas NO condicionada Esfuerzo Duración Unidades Trabajo Añadir una unidad del mismo recurso (A) 1 Semana 200% Recurso A 40 horas cada uno 80 horas en total Añadir una unidad de un recurso distinto (B) 2 Semanas 100% Recurso A 100% Recurso B 80 horas 80 horas 160 horas en total
6 Tipos de Programación Programación Condicionada por el Esfuerzo: Añadir un recurso adicional a una tarea de Unidades Fijas Las unidades se incrementan a 200% La duración disminuye a 1 Semana Trabajo 80 horas
7 Tipos de Programación Programación Condicionada por el Esfuerzo: Modificación de una Tarea de Duración Fija Unidades Fijas Condicionada Esfuerzo Duración Unidades Trabajo Añadir una unidad del mismo recurso (A) 2 Semanas 200% Recurso A 80 horas cada uno 160 horas en total Añadir una unidad de un recurso distinto (B) 2 Semanas 50% Recurso A 50% Recurso B 40 horas 40 horas 80 horas en total Unidades Fijas NO condicionada Esfuerzo Duración Unidades Trabajo Añadir una unidad del mismo recurso (A) 2 Semanas 200% Recurso A 80 horas cada uno 160 horas en total Añadir una unidad de un recurso distinto (B) 2 Semanas 100% Recurso A 100% Recurso B 80 horas 80 horas 160 horas en total
8 Tipos de Programación Programación Condicionada por el Esfuerzo: Añadir un recurso adicional a una tarea de Duración Fijas Las unidades cambian a 50% La duración sigue siendo de 1 Semana Trabajo 20 horas a cada unidad
9 Tipos de Programación Programación Condicionada por el Esfuerzo: Modificación de una Tarea de Trabajo Fijo Se modifican la duración y unidades recursos Tiene que estar condicionada por el esfuerzo Unidades Fijas Condicionada Esfuerzo Duración Unidades Trabajo Añadir una unidad del mismo recurso (A) 1 Semana 200% Recurso A 40 horas cada uno 80 horas en total Añadir una unidad de un recurso distinto (B) 1 Semana 100% Recurso A 100% Recurso B 40 horas 40 horas 80 horas en total
10 Tipos de Programación Programación Condicionada por el Esfuerzo: Añadir un recurso adicional a una tarea de Trabajo Fijo Las unidades son del 100% La duración disminuye 1 Semana Trabajo 40 horas a cada unidad (80 total)
11 Perfiles de Trabajo Creación (Predefinido): Cuando se asigna un recurso a una tarea el trabajo total de la tarea se distribuye (por omisión) uniformemente a lo largo de la tarea Perfil Uniforme Perfil > Cómo se distribuye el trabajo programado para un recurso a lo largo de la duración de una tarea Perfiles Preestablecidos (Información de la Asignación) Uniforme (horas de trabajo uniformes vs duración tarea) Creciente (pocas horas principio y se incrementa gradual hasta 100%) Decreciente (100% principio y se decrementa gradual) Dos Picos (número de horas sube 2 veces al 100%) Pico inicial (número de horas sube al 100% en el primer cuarto de la duración ) Pico Final (número de horas sube al 100% en el último cuarto de la duración ) Campana Campana achatada
12 Perfiles de Trabajo
13 Programación de un Proyecto Programación de un Proyecto a partir de la fecha de fin: La mayoría de programaciones de proyectos a partir de fecha inicio proyecto Usos: Hay ocasiones en las que es necesario programar respecto fecha fin: Ejemplo: Terminar un proyecto para una fecha concreta Encontrar las fechas más tardías para realizar las tareas (aún sabiendo la fecha de comienzo) Al programar desde fecha fin se calcula la fecha de comienzo de un proyecto para que pueda comenzar a tiempo Proyecto Información del Proyecto- Programar a Partir de Fecha Fin
14 Introducción Conflictos en Recursos: Se producen cuando un recurso está programado para realizar más trabajo del que puede llevar a cabo en el periodo laborable disponible Se identifican en Rojo Forma de resolverlos: Automático (Project) Ajustes automático Retrasar o Dividir Asignaciones de recursos o tareas Manual Usando técnicas de programación en Project
15 Introducción Ejemplo SobreAsignación:
16 Carga de Trabajo Visualización de las cargas de trabajo de recursos y asignaciones de tareas: Ayuda a identificar hasta qué punto hay SobreAsignación Barra de Herramientas Administración de Recursos:
17 Vistas Vista Asignación de Recursos: Vista Uso de Recursos Vista Gantt de Redistribución
18 Ver SobreAsignaciones Ir a la SobreAsignación siguiente:
19 Resolución de Conflictos de Recursos No todas las sobreasignaciones se pueden resolver: Las inferiores a una hora por día o un día a la semana podrían quedarse sin resolver Estrategias: Redistribución Automática de los Recursos: Se retrasan o se dividen las tareas Redistribución Manual de Sobreasignaciones de recursos: Cuando la redistribución no resuelve los conflictos como se desea
20 Resolución de Conflictos de Recursos Redistribución Automática: Las asignaciones seleccionadas se distribuyen teniendo en cuenta: Capacidad de trabajo, unidades de asignación, calendario del recurso, duración y delimitaciones de las tareas Cuadro Diálogo Redistribuir Recursos:
21 Resolución de Conflictos de Recursos Cuadro Diálogo Redistribuir Recursos: Cálculo Redistribución Automática (ante cambios planificación) Manual (sólo cuando se pulsa Redistribuir Ahora) Ámbito Redistribución Todo el Proyecto (predeterminado) Tareas en un rango de fechas determinado Resolución sobreasignaciones Orden de redistribución Sólo Identificador Comprueba tareas en orden ascendente de su Id Estándar (Pred) Comprueba tareas orden dependencias con predecesoras, demora disponible, fechas, prioridades, delimitaciones Prioridad, estándar 1º prioridad, luego igual estándar Margen de demora permisible Sólo aquellas tareas que no afectan a la fecha fin del proyecto Asignaciones y división de tareas
22 Resolución de Conflictos de Recursos Ejemplo: Herramientas-Redistribuir Recursos (Por Defecto) Redistribuir Ahora
23 Resolución de Conflictos de Recursos Revisión de los cambios automáticos de redistribución:
24 Resolución de Conflictos de Recursos Anterior Redistribución: Posterior Redistribución:
25 Resolución de Conflictos de Recursos Resolución Manual de Sobreasignaciones: Automática. A veces: No resuelve todos los conflictos de recursos Ajustes no deseados Sugerencias Redistribución Manual: Incrementar la capacidad máxima del recurso Reprogramar la tarea que ha creado la sobreasignación Añadir horas extras Ajustar las dependencias o delimitaciones de las tareas Suprimir el recurso si no es importante para la tarea Sustituir el recurso sobreasignado por un recurso infrautilizado Ajustar el calendario para ampliar los días y horas laborables del proyecto o recurso Disminuir la cantidad de trabajo asignado al recurso
26 Resolución de Conflictos de Recursos Resolución Manual de Sobreasignaciones: Incremento de la capacidad máxima de un recurso:
27 Resolución de Conflictos de Recursos Resolución Manual de Sobreasignaciones: Cambio del Trabajo en una asignación de Tarea: Sólo debe hacerse tras analizar el trabajo necesario para realizar la tarea
28 Programación de las delimitaciones de Tareas Introducción Pueden aparecer situaciones en las que es necesario comenzar o terminar tareas en una fecha exacta o aproximada Cuando se impone una limitación en fecha comienzo o fin se pierde flexibilidad ante cambios programación En Project todas las tareas son programadas para ocurrir tan pronto como sea posible en base a la fecha de comienzo del proyecto Project controla delimitaciones y avisa ante generación de conflictos
29 Programación de las delimitaciones de Tareas Restricción de Fechas de Comienzo y Fin Tarea Delimitación Restricción comienzo o fin tarea Tipos de Delimitación: Flexible: No está ligada a una fecha específica Inflexible: Ligada a una fecha específica Su tipo depende de que el proyecto esté programado a partir de la fecha de comienzo o de fin Información de la Tarea Avanzado Tipo Delimitación Fecha
30 Programación de las delimitaciones de Tareas Aplicación de Delimitaciones Flexibles: Delimitación Descripción Es Flexible para Lo Antes Posible (LAP) Lo Más Tarde Posible (LMTP) No Finalizar Antes Del (NFAD) No Comenzar Antes Del (NCAD) La tarea comienza lo antes posible, basándose en otras delimitaciones y dependencias La tarea comienza lo más tarde posible, basándose en otras delimitaciones y dependencias La tarea termina en la fecha introducida o en una posterior La tarea comienza en la fecha introducida o en una posterior Todos los Proyectos Todos los Proyectos Proyectos Programados a partir de una fecha de comienzo Proyectos Programados a partir de una fecha de comienzo No Finalizar Después Del (NFDD) No Comenzar Después Del (NCDD) La tarea termina en la fecha introducida o en una anterior La tarea comienza en la fecha introducida o en una anterior Proyectos Programados a partir de una fecha de fin Proyectos Programados a partir de una fecha de fin
31 Programación de las delimitaciones de Tareas Aplicación de una delimitación flexible:
32 Programación de las delimitaciones de Tareas Aplicación de Delimitaciones Inflexibles: Delimitación No Finalizar Antes Del (NFAD) Descripción La tarea termina en la fecha introducida o en una posterior Es Inflexible para Proyectos Programados a partir de una fecha de fin No Comenzar Antes Del (NCAD) La tarea comienza en la fecha introducida o en una posterior Proyectos Programados a partir de una fecha de fin No Finalizar Después Del (NFDD) No Comenzar Después Del (NCDD) Debe Finalizar el (DFE) Debe Comenzar el (DCE) La tarea termina en la fecha introducida o en una anterior La tarea comienza en la fecha introducida o en una anterior La tarea finaliza en la ficha introducida La tarea comienza en la fecha introducida Proyectos Programados a partir de una fecha de comienzo Proyectos Programados a partir de una fecha de comienzo Todos los Proyectos Todos los Proyectos
33 Programación de las delimitaciones de Tareas Aplicación de una delimitación inflexible:
34 Programación de las delimitaciones de Tareas Programación de delimitaciones que crean conflictos: Cuando se produce un conflicto Asistente Planeación
35 Línea Base Definición de una Línea de Base Creada la Programación y resueltos los conflictos (recursos y tareas) se tiene la mejor estimación Antes de que comience la 1ª Tarea del proyecto es necesario definir una línea de base: Instantánea tomada en un momento concreto del proyecto Útil para comparar la programación planificada con versiones posteriores de la programación para ver los cambios obtenidos Una línea de base es fundamental para llevar a cabo un seguimiento del progreso. Si crea una línea de base, controla el progreso viendo las variaciones entre las estimaciones de la línea de base y los datos programados. Definición de una línea Base: Herramientas Seguimiento Guardar Línea Base Proyecto Completo
36 Línea Base Información Guardada en Línea Base: Tareas Fechas de comienzo y fin Duraciones Trabajo Costos Tareas divididas Trabajo de fase temporal Costos de fase temporal Recursos Trabajo, Costos, Trabajo de fase temporal, Costos de fase temporal Asignación Fechas de comienzo y fin, Trabajo, Costos, Trabajo de fase temporal Costos de fase temporal
37 Línea Base Qué hace Project con los datos? Guarda los datos de la misma como parte del archivo del proyecto. Una línea de base no es un archivo independiente. Por ejemplo, cuando se guarda una línea de base, Microsoft Project copia la información de los campos Comienzo y Fin en los campos Comienzo previsto y Fin previsto. Se pueden modificar los datos de la línea de base para ajustar los cambios realizados en el proyecto como combinar, agregar o eliminar tareas. También se pueden eliminar todos los datos de una línea de base, borrando ésta, si, por ejemplo, el proyecto ha concluido y se desea utilizar el plan como plantilla de futuros proyectos.
38 Línea Base Cuándo se debe crear? Lo ideal es crearla después de elaborar y perfeccionar el plan del proyecto. Dado que la línea de base proporciona los puntos de referencia con los que se puede comparar el progreso del proyecto real, debe incluir las mejores estimaciones de duración de las tareas, de las fechas de comienzo y fin, de los costos y de otras variables del proyecto que desee controlar. Si la información de la línea de base difiere de los datos actuales, significará que el plan original no es preciso. Normalmente, esta diferencia se produce si ha cambiado el ámbito o la naturaleza del proyecto. Si los participantes del proyecto están de acuerdo en que la diferencia lo justifica, entonces en cualquier momento durante el proyecto podrá modificar o adaptar la línea de base.
39 Línea Base En qué se diferencia un plan previsto de un plan provisional? Una línea de base es el conjunto original de estimaciones de fechas de comienzo y fin, duraciones, trabajo y costo que guarda después de concluir y perfeccionar el plan del proyecto, antes de que éste comience. Es el principal punto de referencia para medir los cambios que se producen en el proyecto. Guarda casi 20 datos, incluidos totales e información de fase temporal de tareas, recursos y asignaciones. Un plan provisional es un conjunto de datos actuales que se guardan después de comenzar el proyecto y se comparan con la línea de base para evaluar el progreso. Un plan provisional sólo guarda dos datos: la fecha de comienzo y la ficha de fin de la tarea actual. Se pueden guardar hasta 10 planes provisionales.
40 Línea Base Creación de Planes Adicionales Un plan provisional se guarda en ciertas fases de un proyecto 1. Herramientas-Seguimiento-Guardar línea de base. 2. Guardar plan provisional. 3. Copiar - click en el nombre del plan provisional actual. 4. En el cuadro En, click en un nombre para el siguiente plan provisional o especifique un nuevo nombre. 5. Proyecto completo o en Tareas seleccionadas para guardar la parte de la programación que desee. Después de guardar un plan provisional, se pueden ver las fechas de comienzo y fin del plan insertando sus campos en una vista de hoja de tareas. Por ejemplo, si ha guardado tres planes provisionales, puede ver las fechas guardadas en el tercer plan insertando los campos Comienzo3 y Fin3 en la vista Hoja de tareas.
41 Presentación de las Delimitaciones del Proyecto Formas de mostrar delimitaciones Indicadores de Delimitación Fechas de Delimitación (Hoja Tareas Tabla Fechas Delimitación)
Gestión de Proyectos Software Parte 5. Gestión de las cargas de trabajo de los recursos y delimitaciones de tareas Carlos Blanco Universidad de Cantabria Introducción Conflictos en Recursos: Se producen

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución