Source: http://docplayer.es/41910304-Republica-dominicana-instituto-nacional-de-la-vivienda-i-n-v-i.html
Timestamp: 2018-05-22 07:01:00+00:00

Document:
REPUBLICA DOMINICANA INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA - I N V I - - PDF
Download "REPUBLICA DOMINICANA INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA - I N V I -"
Ángel Godoy Alarcón
1 REPUBLICA DOMINICANA INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA - I N V I - MEMORIA INSTITUCIONAL AÑO
2 Memoria Institucional Año 2015 Índice de Contenido 1.- Resumen Ejecutivo Resumen Ejecutivo de la Memoria Año Programas y Proyectos Realizados durante el Año 2015 que ya están Beneficiado a la Población Metas Prioritarias Presidenciales Cumplidas Análisis de Cumplimiento Meta sobre la Producción de Viviendas Período Enero-Diciembre Comparación de Datos Año Año Proyectos a Ejecutar en los Próimos 6 Meses Del Año Recaudaciones Firmas de Acuerdos Internacionales Participacion de la Institución en Foros Internacionales y/o Eventos Locales Resultados e Impacto de los Programas Implementados y Su Avance en Cronogramas Impacto en los Ciudadanos/ Ciudadanas: Población Beneficiada Impacto en las Empresas Impacto en los Empleos Directos e Indirectos Generados 09 Memoria Institucional Año Presentación Información Base Institucional Misión y Visión de la Institución Breve Reseña de la Base Legal Institucional Principales Funcionarios de la Institución Plan Nacional Plurianual del Sector Público Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Anual Avances en el PNPSP y en la END Análisis de Cumplimiento Plan Estratégico y Operativo Metas Presidenciales Análisis de Cumplimiento de Metas Presidenciales Evolución de Metas Presidenciales en el Período Enero-Diciembre
3 5.-Desempeño Físico y Financiero del Presupuesto Asignación de Presupuesto del Periodo/Metas de Producción a Lograr Ejecución Presupuestal del Periodo/Metas de Producción logradas Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión Pública Ingresos/Recaudaciones por Otros Conceptos Pasivos Contrataciones y Adquisiciones 26 a- Resumen de Licitaciones Realizadas en el Periodo 26 b- Resumen de Compras y Contrataciones Realizadas en el Periodo 27 c- Rubro Identificación de Contratos 27 d- Descripción del (de los) Proceso (s) 27 e- Proveedor (es) Contratado (s) 27 f- Tipo Documento Beneficiario 27 g- Monto Contratado. 27 h- Tipo de Empresa MIPYMEs 27 i- Monto y Porcentaje del Presupuesto Ejecutado Destinado a Compras y Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios a MIPYMEs 27 ii- Monto y Porcentaje del Presupuesto General Dedicado a las Compras y Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios a MIPYMEs 27 iii- Numero de Procesos Convocados y tipos de Compras y Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios iv- Adjudicados a MIPYMEs 28 Modalidad y Montos de Compras Adjudicados a MIPYMEs Empresas en General 29 i- Presupuesto Asignado y Ejecutado 29 ii- Monto y Porcentaje del Presupuesto Asignado Destinado a las Compras y Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios 29 iii- Plan de Compras y Contrataciones Publicado Versus Plan Anual de Compras y Contrataciones Ejecutado 29 iv- Desviaciones del Plan de Compras 30 a- Número y Monto de Adquisiciones Planificadas y Ejecutadas 30 3
4 b- Número y Monto de Adquisiciones Realizadas por Modalidad vs Número de Adquisiciones Planificadas por Modalidad 30 c- Compras Registradas según la Clasificación de Proveedores, Cantidad de Contratos y Monto 31 d- Número y Montos de Procesos Ejecutados bajo una Resolución de Urgencia 31 e- Número y Montos de Procesos Ejecutados bajo una Declaración de Emergencia Transparencia, Acceso a la Información Informe de Gestión, Logros y Proyección de la OAI Logros Gestión Administrativa Pública (SISMAP) Criterio Planificación de RRHH Criterio Organización del Trabajo Criterio Gestión del Empleo Criterio Gestión del Rendimiento Criterio Gestión de la Compensación Criterio Gestión del Desarrollo Criterio Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales Criterio Organización de la Función de Recursos Humanos Criterio Gestión de la Calidad Aseguramiento/Control de Calidad Gestión de Aseguramiento de la Calidad Reconocimientos Galardones Nacionales o Locales Proyecciones Proyección de Planes Hacia Próimo Año por Programas 42 4
5 REPUBLICA DOMINICANA INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA - I N V I RESUMEN EJECUTIVO DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL AÑO
6 1.-RESUMEN EJECUTIVO 1.1.-Resumen Ejecutivo de la Memoria Año En el año 2015 el INVI realizó dentro del Programa Construcción de viviendas nuevas, una inversión a nivel nacional de RD$1,006,759, distribuida en la terminación de 1,168 viviendas y la ejecución de 1,120 unidades habitacionales, totalizando unas 2,288 viviendas para igual número de familias, beneficiando directamente a 8,923 personas pertenecientes a los segmentos poblacionales de menores ingresos del país. Además fueron generados unos 18,304 empleos directos e indirectos. En lo referente al impacto de las políticas transversales, dentro del Programa de Titulación, se encuentran para entrega 259 Certificados de títulos, dentro de los cuales 202 han sido gestionados a través de la Comisión Nacional de Titulación. De igual manera mediante la Ley No , fueron Calificados como Viviendas de Bajo Costo unos 37 Proyectos Inmobiliarios con 13,542 unidades habitacionales, con una compensación de RD$1,735,112, Estos Proyectos habitacionales benefician directamente a 52,814 personas, así mismo generan directa e indirectamente 35,208 empleos Programas y Proyectos Realizados durante el Año 2015 que ya están Beneficiado a la Población. El Programa realizado durante el año 2015 que ya está beneficiado a la población es el Programa de Construcción de Viviendas Nuevas. PROGRAMA REALIZADO DURANTE EL AÑO 2015 QUE YA ESTA BENEFICIANDO A LA POBLACION Programa Metas Presidenciales Viviendas Terminadas Indicadores de Mejoramiento de calidad de Vida Objetivos Logrados Inversión Realizada en RD$ Ciudadanos/ Ciudadanas Beneficiadas Empleos Directos e Indirectos Generados Viviendas Nuevas 1, Características de las viviendas. 2. Acceso a los servicios básicos. 3. Tipo de tenencia de la vivienda. Facilitar a familias de ingresos bajos el acceso a una vivienda digna con seguridad jurídica. 1,006,759, ,555 9,344 Total 1,168 1,006,759, ,555 9,344 6
7 1.3.- Metas Prioritarias Presidenciales Cumplidas Análisis de cumplimiento meta sobre la producción de viviendas período enero-diciembre 2015: Viviendas planeadas según programa: Viviendas Nuevas 2,288, de estas fueron terminadas 1,168 unidades habitacionales, presentando un % de avance de Comparación de Datos Año Año 2015 Programa Viviendas Nuevas Unidades Habitacionales Terminadas COMPARACION DE DATOS Inversión Realizada en RD$ Personas Beneficiadas Empleos Directos e Indirectos Generados Año 2014 Año 2015 Año 2014 Año 2015 Año 2014 Año 2015 Año 2014 Año ,100 1, ,685,492 1,006,759, ,290 4,555 8,800 9,344 Total 1,100 1, ,685,492 1,006,759, ,290 4,555 8,800 9, Proyectos a Ejecutar en los Próimos 6 Meses Del Año Los Proyectos programados para los próimos 6 meses correspondientes al año 2016 contemplan la ejecución de 1,120 viviendas nuevas en 14 proyectos a nivel nacional. La inversión programada asciende a la suma de RD$677,680, Los indicadores de mejoramiento de calidad de vida con la ejecución de estos proyectos son: Característica de la vivienda, Acceso a los servicios básicos y el Tipo de tenencia de la vivienda. Los Objetivos a lograr es facilitar a familias de ingresos bajos el acceso a una vivienda digna con seguridad jurídica. Las personas beneficiadas son 4,368 y los empleos generados 8, Recaudaciones. Durante el año 2015 Los Ingresos/Recaudaciones de la institución referentes a la Cartera Hipotecaria estuvo compuesta por los Aportes Presupuestales, Corporación Andina de Fomento (CAF), Avance Inicial, Ventas de Solares, Intereses depósitos a Plazo y otros Intereses, Supervisión, Bienes Nacionales, Cartera de Préstamos, Jurídicos y otros. Las recaudaciones logradas para este periodo fueron de RD$1,500,778,
8 1.7.-Firmas de Acuerdos Internacionales. En el año 2015 la Institución continuo ejecutando el préstamo de US$33,000, con 00/00, proveniente de un acuerdo internacional con la Corporación Andina de Fomento (CAF) para ser utilizado en el financiamiento del Programa de Desarrollo Urbano y Hábitat Fase II, el cual está siendo desarrollado por el INVI con una contrapartida del Estado Dominicana. Con estos fondos serán construidas 2,288 viviendas con los servicios básicos e infraestructura Participacion de la Institución en Foros Internacionales y/o Eventos Locales. - Seminario Vivienda y Urbanismo, en la Ciudad de Méico D.F. Bajo la organización conjunta de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), el Programa de Cooperación de Singapur (SCP) y la Agencia Meicana de Cooperación Internacional. - Seminario-Taller en Incidencia Política, organizado por la Secretaria de la Integración Social (SISCA) y la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) en la Ciudad de Antigua, Guatemala. - V Taller de Refleión y Monitoreo del Proyecto ODETCA de la GIZ, en la Ciudad de San Salvador, República de El Salvador. - Evento de Intercambio de Eperiencia de Ordenamiento Territorial en Centro América, organizado por la Secretaria de la Integración Social (SISCA) y la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) en la Ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. - XXIV Asamblea Regional de Ministros y Altas Autoridades de Vivienda y Urbanismo en América Latina y el Caribe (MINURVI) en Secrets Resort and SPA en Montengo Bay, Jamaica. - XXXIV Reunión Ordinaria del CCVAH, además el Cierre y Entrega del Proyecto Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Centroamérica (ODETCA) ejecutado por el CCVAH, con el apoyo de la SISCA y la Cooperación Alemana por medio de la GIZ en el San Salvador, República de El Salvador. 8
9 - Taller de Presentación de Resultados del Proyecto ODETCA con el apoyo de la SISCA y la Cooperación Alemana por medio de la GIZ en el San Salvador, República de El Salvador. - Proyecto de Cooperación Triangular entre Guatemala, Costa Rica y República Dominicana con el apoyo de la SISCA y la Cooperación Alemana por medio de la GIZ en San José, Costa Rica Resultados e Impacto de los Programas Implementados y Su Avance en Cronogramas Impacto en los Ciudadanos/ Ciudadanas: Población Beneficiada El impacto más significativo es que se realiza en los ciudadanos y ciudadanas una movilidad social ascendente. Impacto en los Ciudadanos/ Ciudadanas Programa: Viviendas Nuevas: Población beneficiada directamente a 4,555 ciudadanos/ ciudadanas. 1,168 familias, favoreciendo Dentro de los indicadores para determinar la calidad y condiciones de vida de las familias, la vivienda es determinante, puesto que es un elemento indispensable para resguardarse del medio ambiente, mantener un medio propicio para el cuidado personal e intimidad de sus miembros, los cuales son factores fundamentales de medición de la calidad de vida Impacto en las Empresas: 60 Empresas favorecidas Impacto en los Empleos Directos e Indirectos Generados: 9,344 empleos directos e indirectos generados. 9
10 REPUBLICA DOMINICANA INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA - I N V I - MEMORIA INSTITUCIONAL AÑO
11 PRESENTACIÓN El Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), como institución rectora del sector vivienda ha continuado dándole cumplimiento a lo establecido en las Metas Presidenciales Institucionales, como parte de los objetivos establecidos por la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2030 Ley Orgánica Número 1-12) y del Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) En este orden el INVI presenta su Memoria Institucional Año 2015, en la cual, se recogen aspectos relevantes sobre el desempeño de la política del Estado desarrollada en el área de vivienda. En este documento se incluye una descripción de las actividades más sobresalientes como fueron: Los Proyectos de Inversión Pública ejecutados, su avance Físico y Financiero, el impacto de los Ejes y Objetivos de la END en los Planes Institucionales, el avance en el PNPSP y en la END, Cumplimiento de Metas Presidenciales, Contrataciones y Adquisiciones realizadas por la institución, Transparencia y Acceso a la Información, así como los Logros en la Gestión Administrativa Pública (SISMAP). Estas ejecutorias tendentes a dar seguimiento a la Contribución del Sector Público a: VII. Más Vivienda en Entornos Saludables y los lineamientos del Eje de Desarrollo Social sobre vivienda, fueron posibles gracias al apoyo y buena voluntad del gobierno representado por el Ecelentísimo Señor Presidente Lic. Danilo Medina Sánchez. ARQ. ALMA FERNÁNDEZ Directora General 11
12 2-INFORMACIÓN BASE INSTITUCIONAL 2.1.-Misión y Visión de la Institución Misión: Formular, diseñar, ejecutar y garantizar el desarrollo de proyectos habitacionales, integrando a todos los sectores, en la producción de viviendas de bajo costo para cumplir con los objetivos del Estado Dominicano referente a la política habitacional, en beneficio de las familias que no poseen vivienda propia, o las que poseen se encuentran en condiciones inadecuadas, cumpliendo así su rol social. Visión: Ser la Institución rectora del Sector Vivienda dando cumplimiento a la política habitacional implementada por el Estado Dominicano, logrando disminuir el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo, para cubrir las necesidades habitacionales de las familias pertenecientes a segmentos poblacionales de ingresos medio-bajos, bajos y mínimos, integrando a todos los sectores Breve Reseña de la Base Legal Institucional Ley Núm. 5892, de fecha 10 de mayo de 1962 y sus modificaciones, que crea el Instituto Nacional de la Vivienda. Ley Núm. 472, de fecha 2 de noviembre de 1964, que constituye en Bien de familia los inmuebles adjudicados por el Instituto Nacional de la Vivienda. 12
13 Ley , Artículo Acreditación de los proyectos de viviendas de bajo costo. Órgano administrativo competente. La acreditación de los proyectos de viviendas que podrán calificar como Proyectos de Viviendas de Bajo Costo y, en consecuencia, disfrutar de los incentivos previstos por esta ley, será realizada por el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), conforme el procedimiento que se establezca para ello. Decreto Núm se dispone de manera transitoria, que hasta el 30 de noviembre de 2013, los proyectos de construcción de viviendas de bajo costo, previamente calificado como tales por el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), con base en las disposiciones legales vigentes sobre la materia, tendrán derecho a una compensación por concepto de Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITEBIS) pagados por los promotores durante el proceso de construcción de dichas viviendas, de manera que los ciudadanos que adquieran las mismas puedan disfrutar del incentivo directo previsto en el Párrafo III, del Articulo 131, de la Ley No , sobre el Desarrollo del Mercado Hipotecario y del Fideicomiso en la República Dominicana, por un valor equivalente al monto pagado por concepto de ITBS en cada caso Principales funcionarios de la institución. Consejo de Directores:. Gonzalo Castillo: Presidente Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) 13
14 . Juan T. Monegro: Miembro Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEEPYD). Emilio Toribio Olivo Director General del Instituto Agrario Dominicano (IAD). Cedric Castillo: Miembro Designado por el Poder Ejecutivo. Arq. Alma Fernández: Secretaria Directora General del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) Funcionarios:. Arq. Alma Fernández Directora General. Lic. Víctor Ortiz Subdirector Administrativo.Arq. Rafael Vásquez Subdirector Técnico. Licda. Lidia M. Pimentel Báez Subdirectora Social. Licda. Tilsa Gómez Subdirectora y Consultora Jurídica. Lic. Jesús Pichardo Ureña Subdirector. Dra. María Casilda Guilamo Subdirectora. Ing. Pedro Jinmy García Tejada Subdirector Cooperación Internacional. Lic. Féli B. Guaba Jáquez Subdirector. Lic. Euclides Marmolejos Báez Subdirector. Lic. Willians R. Reyna Rivas Subdirector. Lic. Carlos M. Marty Maceo Subdirector. Lic. Franklin H. De León Medina Subdirector. Ing. Víctor Martínez Gerente de Construcción y Proyectos. Ing. Alan Genao Aude Gerente de Planificación y Desarrollo de Proyectos. Licda. María Isolina Abreu Gerente de Gestión Humana. Lic. Néstor de los Santos Gerente Financiero. Lic. Héctor M. Berigüete Gerente Revisión y Análisis. Lic. Nelson Peña Gerente Social y Vivienda 14
15 3- PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Anual Avances en el PNPSP y en la END Objetivo Especifico END: Objetivo Especifico de la END 2030 a la que apunta la producción de la Institución: Institución Productos Resultados INVI INVI INVI Construcción de Viviendas Nuevas Mejoramiento y/o Reconstrucción de Viviendas Cambio de Piso de Tierra por Piso de Cemento 20,000 Viviendas Nuevas Construidas 60,000 Viviendas Mejoradas y/o Reconstruidas 20,000 Pisos de Tierra Cambiados por Pisos de Cemento Análisis de Cumplimiento Plan Estratégico y Operativo - Comportamiento de la Producción Enero-Diciembre 2015 Producción Pública Viviendas Nuevas Unidad de Medida Viviendas Nuevas Construidas Línea Base 2014 Producción Planeada 2015 Producción Generada Ene-Dic 2015 % de Avance Respecto a lo Planeado 4,950 2,288 1,
16 - Medida de Políticas Sectoriales Enero-Diciembre 2015 Institución INVI INVI INVI Medida de Política Crea el Instituto Nacional de la Vivienda. Constituye en Bien de familia los inmuebles adjudicados por el Instituto Nacional de la Vivienda Crea un Programa de Subsidio Habitacional denominado Bono para la Vivienda Instrumento (Ley, decreto, resolución administrativa, norma, disposiciones administrativas ) Ley Núm. 5892, de fecha 10 de mayo de 1962 y sus modificaciones Ley Núm. 472, de fecha 2 de noviembre de 1964 Decreto Núm , de fecha 16 de marzo de 1998 Objetivo (s) Especifico (s) END a cuyo logro contribuye la Medida de Política 12: Asentamientos humanos seguros y dignos 12: Asentamientos humanos seguros y dignos 12: Asentamientos humanos seguros y dignos Línea de acción de la END a la que se vincula la Medida de Política Facilitar el acceso de la población a viviendas económicas, seguras y dignas: Líneas estratégicas de acción de la END (Art. 23) Facilitar el acceso de la población a viviendas económicas, seguras y dignas: Líneas estratégicas de acción de la END (Art. 23) Facilitar el acceso de la población a viviendas económicas, seguras y dignas: Líneas estratégicas de acción de la END (Art. 23) INVI INVI Crea el Fondo de Compensación de Vivienda de Bajo Costo" Acreditación de los proyectos de viviendas de bajo costo. Órgano administrativo competente. La acreditación de los proyectos de viviendas que podrán calificar como Proyectos de Viviendas de Bajo Costo y, en consecuencia, disfrutar de los Decreto se dispone la creación de un Fondo especial de fecha 19 de agosto de 2009 Ley , Artículo : Asentamientos humanos seguros y dignos 12: Asentamientos humanos seguros y dignos Facilitar el acceso de la población a viviendas económicas, seguras y dignas: Líneas estratégicas de acción de la END (Art. 23) Facilitar el acceso de la población a viviendas económicas, seguras y dignas: Líneas estratégicas de acción de la END (Art. 23) 16
17 INVI incentivos previstos por esta ley, será realizada por el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) Crea compensación por concepto de *ITEBIS para adquirientes de viviendas de bajo costo hasta el 30 de noviembre de 2013 Decreto Núm : Asentamientos humanos seguros y dignos Facilitar el acceso de la población a viviendas económicas, seguras y dignas: Líneas estratégicas de acción de la END (Art. 23) *Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITEBIS) 4.-METAS PRESIDENCIALES Análisis de Cumplimiento de Metas Presidenciales. - Acciones y/o Medidas, Políticas Implementadas por la Institución para Cumplir con las Políticas Transversales Enero-Diciembre Institución INVI INVI INVI Medida de Política/Acción Libre Acceso a la Información Pública Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) Instrumento (Ley, decreto, resolución administrativa, norma, disposiciones administrativas ) Ley No , del 28 de julio del 2004 y al Decreto que aprueba el Reglamento de la Ley No Política transversal de la END a la que se vincula la Medida de Política Oficina de Libre Acceso a la Información Pública, OAI- INVI Ley de Función Pública Gerencia de Gestion Humana Calificacion de Proyectos de Viviendas de Bajo Costo Ley , Artículo 130 Gerencia de Construccion y Proyectos 17
18 INVI INVI INVI Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) Ley No Decreto No Gerencia de Planificacion y Desarrollo de Proyectos Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) a nivel institucional Ley No de 2007 Gerencia Financiera Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAFE) Ley No Régimen de Contrataciones Públicas División de Compras y Contrataciones Resultados PNSP Indicadores PNSP Línea de Base 2014 Meta 2015 Meta 2016 Disminución del déficit Habitacional cuantitativo con la construcción de viviendas nuevas. Porcentaje de familias de ingresos bajos y medio bajos que no tenían vivienda propia con acceso a viviendas nuevas dignas construidas. 4,950 2,288 14, Evolución de Metas Presidenciales en el Período Enero-Diciembre 2015 Cumplimiento de Metas Presidenciales Meta(s) Presidencial(es) Logros Acumulados Ene-Dic ,288 1,168 Restricciones que inciden en el Cumplimiento de las Metas Asignación de recursos limitada en el presupuesto aprobado para el año 2015 % de Avance Respecto de lo Planteado Acciones Pendientes de Ejecución ,120 18
19 5.- DESEMPEÑO FÍSICO Y FINANCIERO DEL PRESUPUESTO Asignación de Presupuesto del Periodo/Metas de Producción a Lograr. INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO AÑO 2015 / METAS DE PRODUCCIÓN A LOGRAR No NOMBRE DEL PROYECTO Construcción de 80 Viviendas en el Distrito Municipal Juancho, Provincia Pedernales Construcción de 80 Viviendas en la Comunidad Los Negros, Provincia Azua Construcción de 80 Viviendas en el Municipio Barahona, Provincia Barahona Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Cabral, Provincia Barahona Construcción de 64 Viviendas en el Distrito Municipal Vengan a Ver, Provincia Independencia Construcción de 64 Viviendas en el Distrito Municipal Postrer Río, Provincia Independencia Construcción de 80 Viviendas en el Municipio Fantino, Provincia Sánchez Ramírez Construcción de 80 Viviendas en el Municipio Dajabón, Provincia Dajabón Construcción de 80 Viviendas en el Municipio Quisqueya, Provincia san pedro de Macorís Construcción de 64 Viviendas en el Distrito Municipal Gautier, Provincia San Pedro de Macorís Construcción de 80 Viviendas en la Provincia Montecristi Construcción de 64 Viviendas en el Distrito Municipal Monserrat, Provincia Bahoruco Construcción de 80 Viviendas en el Municipio Neiba, Provincia Bahoruco METAS DE PRODUCCIÓN FONDO GENERAL CRÉDITO EXTERNO PRESUPUESTO APROBADO AÑO ,772, ,772, ,772, ,772, ,772, ,772, ,217, ,217, ,217, ,217, ,217, ,217, ,772, ,772, ,772, ,772, ,772, ,772, ,217, ,217, ,772, ,772, ,217, ,217, ,772, ,772,
20 Construcción de 128 Viviendas en el Sector Caballona la Provincia Santo Domingo Construcción de 80 Viviendas en el Municipio Tenares, Provincia Hermanas Mirabal Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Los Ríos, Provincia Bahoruco Construcción de 64 Viviendas en el Distrito Municipal El Limón, Provincia Independencia Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Mella, Provincia Independencia Construcción de 64 viviendas en el Distrito Municipal Las Lomas, Provincia Azua Construcción de 112 Viviendas en el Municipio de Nizao, Provincia Peravia Construcción de 64 Viviendas en el Distrito Municipal El Maizal, Provincia Valverde Construcción de 64 Viviendas en el Distrito Municipal Clavelina, Provincia Azua Construcción de 96 Viviendas en el Municipio Barahona, Provincia Barahona Construcción de 64 Viviendas en la Sección la Colonia, Provincia Pedernales Construcción de 96 Viviendas en la Comunidad Aguayo, Provincia Duarte Construcción de 112 Viviendas en el Municipio de Miches, Provincia el Seibo Construcción de 96 Viviendas en el Distrito Municipal Angelina, Provincia Sánchez Ramírez Construcción de 96 Viviendas en el Municipio Sabana de la Mar, Provincia Hato Mayor Construcción de 64 Viviendas en la Comunidad el Duro, Provincia Montecristi ,435, ,435, ,772, ,772, ,217, ,217, ,217, ,217, ,435, ,435, ,360, ,360, ,116, ,116, ,217, ,217, ,217, ,217, ,217, ,217, ,217, ,217, ,217, ,217, ,217, ,217, ,217, ,217, ,217, ,217, ,217, ,217, TOTAL GENERAL 2, ,782, ,782,
21 INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA PROYECTOS CON FONDOS DEL PRESUPUESTO COMPLEMENTARIO No. NOMBRE DEL PROYECTO METAS DE PRODUCCION FONDO GENERAL TOTAL PROYECTOS CON RECURSOS COMPLEMENTARIO DE FONDO GENERAL Construcción de 80 Viviendas en el Distrito Municipal Juancho, Provincia Pedernales Construcción de 80 Viviendas en la Comunidad Los Negros, Provincia Azua 80 34,065, ,065, ,073, ,073, Construcción de 80 Viviendas en el Municipio Barahona, Provincia Barahona 80 21,854, ,854, Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Cabral, Provincia Barahona 64 14,447, ,447, Construcción de 64 Viviendas en el Distrito Municipal Vengan a Ver, Provincia Independencia Construcción de 64 Viviendas en el Distrito Municipal Postrer Río, Provincia Independencia Construcción de 80 Viviendas en el Municipio Fantino, Provincia Sánchez Ramírez Construcción de 80 Viviendas en el Municipio Dajabón, Provincia Dajabón Construcción de 80 Viviendas en el Municipio Quisqueya, Provincia san pedro de Macorís Construcción de 64 Viviendas en el Distrito Municipal Gautier, Provincia San Pedro de Macorís Construcción de 80 Viviendas en la Provincia Montecristi Construcción de 64 Viviendas en el Distrito Municipal Monserrat, Provincia Bahoruco Construcción de 80 Viviendas en el Municipio Neiba, Provincia Bahoruco Construcción de 128 Viviendas en el Sector Caballona la Provincia Santo Domingo Construcción de 80 Viviendas en el Municipio Tenares, Provincia Hermanas Mirabal 64 24,960, ,960, ,457, ,457, ,397, ,397, ,288, ,288, ,510, ,510, ,902, ,902, ,692, ,692, ,177, ,177, ,450, ,450, ,042, ,042, ,678, ,678,
22 Sub-Total 1, ,000, ,000, PROYECTOS CON RECURSOS COMPLEMENTARIOS EXTERNOS Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Los Ríos, Provincia Bahoruco Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Mella, Provincia Independencia Construcción de 64 viviendas en el Distrito Municipal Las Lomas, Provincia Azua Construcción de 112 Viviendas en el Municipio de Nizao, Provincia Peravia Construcción de 64 Viviendas en el Distrito Municipal El Maizal, Provincia Valverde Construcción de 64 Viviendas en el Distrito Municipal Clavelina, Provincia Azua Construcción de 96 Viviendas en el Municipio Barahona, Provincia Barahona Construcción de 64 Viviendas en la Sección la Colonia, Provincia Pedernales Construcción de 96 Viviendas en la Comunidad Aguayo, Provincia Duarte Construcción de 112 Viviendas en el Municipio de Miches, Provincia el Seibo Construcción de 96 Viviendas en el Distrito Municipal Angelina, Provincia Sánchez Ramírez Construcción de 64 Viviendas en el Distrito Municipal El Limón, Provincia Independencia Construcción de 96 Viviendas en el Municipio Sabana de la Mar, Provincia Hato Mayor Construcción de 64 Viviendas en la Comunidad el Duro, Provincia Montecristi 64 17,307, ,307, ,402, ,402, ,499, ,499, ,241, ,241, ,444, ,444, ,112, ,112, ,495, ,495, ,269, ,269, ,260, ,260, ,127, ,127, ,352, ,352, ,717, ,717, ,144, ,144, ,623, ,623, Sub-Total 1, ,000, ,000, TOTAL 2, ,000, ,000,
23 Ejecución Presupuestal del Periodo/Metas de Producción Logradas. NO. PROGRAMA METAS DE PRODUCCIÓN METAS DE PRODUCCIÓN LOGRADAS 2015 VIVIENDAS EN EJECUCION INVERSION PROGRAMADA EN RD$ INVERSION EJECUTADA (RD$) 1 Construcción de Viviendas Nuevas 2,288 1,168 1,120 1,106,782, ,006,759, Ejecución física y financiera de proyectos de Inversión Pública. INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AÑO 2015 No. NOMBRE DE LOS PROYECTOS LOCALIZACION HUNIDADES HABITACIONALES INVERSION PROGRAMADA EN RD$ INVERSION EJECUTADA EN RD$ CONSTRUCCION DE 80 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL JUANCHO, PROVINCIA PEDERNALES PEDERNALES 80 12,772, ,547, CONSTRUCCION DE 80 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD LOS NEGROS, PROVINCIA AZUA AZUA 80 12,772, ,132, CONSTRUCCION DE 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA BARAHONA 80 12,772, ,095, CONSTRUCCION DE 64 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO CABRAL, PROVINCIA BARAHONA BARAHONA 64 10,217, ,836, CONSTRUCCION DE 64 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL VENGAN A VER, PROVINCIA INDEPENDENCIA INDEPENDENCIA 64 10,217, ,927, CONSTRUCCION DE 64 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL POSTRER RIO, PROVINCIA INDEPENDENCIA CONSTRUCCION DE 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO FANTINO,PROVINCIA SANCHEZ INDEPENDENCIA 64 10,217, ,230, SANCHEZ RAMIREZ 80 12,772, ,184, RAMIREZ CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DAJABON, PROVINCIA DAJABON DAJABON 80 12,772, ,289, CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN DISTRITO MUNICIPAL GAUTIER, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS SAN PEDRO DE MACORIS SAN PEDRO DE MACORIS 80 12,772, ,688, ,217, ,958,
24 CONSTRUCCION DE 80 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA MONTECRISTI CONSTRUCCION DE 64 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL MONSERRAT, PROVINCIA BAHORUCO CONSTRUCCION DE 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO CONSTRUCCION DE 128 VIVIENDAS EN EL SECTOR CABALLONA LA PROVINCIA SANTO DOMINGO CONSTRUCCION DE 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO TENARES, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO LOS RIOS, PROVINCIA BAHORUCO CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL EL LIMON, PROVINCIA INDEPENDENCIA CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO MELLA, PROVINCIA INDEPENDENCIA CONSTRUCCION DE 64 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS LOMAS, PROVINCIA AZUA CONSTRUCCIÓN DE 112 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE NIZAO, PROVINCIA PERAVIA CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL EL MAIZAL, PROVINCIA VALVERDE CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL CLAVELINA, PROVINCIA AZUA CONSTRUCCIÓN DE 96 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN LA SECCION LA COLONIA, PROVINCIA PEDERNALES CONSTRUCCIÓN DE 96 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD AGUAYO, PROVINCIA DUARTE CONSTRUCCIÓN DE 112 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MICHES, PROVINCIA EL SEIBO CONSTRUCCIÓN DE 96 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL ANGELINA, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ CONSTRUCCIÓN DE 96 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SABANA DE LA MAR, PROVINCIA HATO MAYOR CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD EL DURO, PROVINCIA MONTECRISTI MONTECRISTI 80 12,772, ,120, BAHORUCO 64 10,217, ,690, BAHORUCO 80 12,772, ,302, SANTO DOMINGO ,435, ,607, HERMANAS MIRABAL 80 12,772, ,146, BAHORUCO 64 10,217, ,307, INDEPENDENCIA 64 10,217, ,717, INDEPENDENCIA 64 20,435, ,402, AZUA 64 18,360, ,499, PERAVIA ,116, ,241, VALVERDE 64 10,217, ,444, AZUA 64 10,217, ,112, BARAHONA 96 10,217, ,495, PEDERNALES 64 10,217, ,269, DUARTE 96 10,217, ,260, EL SEIBO ,217, ,127, SANCHEZ RAMIREZ 96 10,217, ,352, HATO MAYOR 96 10,217, ,144, MONTECRISTI 64 10,217, ,623, TOTAL GENERAL 2, ,782, ,006,759,
25 5. 4.-Ingresos/Recaudaciones por Otros Conceptos. DESEMPEÑO FÍSICO Y FINANCIERO DEL PRESUPUESTO INGRESOS/RECAUDACIONES POR OTROS CONCEPTOS AÑO 2015 (Valores en RD$) Mes Aport es Presu puest ales Corporación Andina Aportes Obras Reactivación Económica Avance Inicial Ventas de Solares Intereses dep. a Plazo y otros Intereses Supervisión Bienes Nacionales Cartera de Prestamos Jurídicos y otros Total Ene ,000, , , ,324, ,694, ,761, , ,362, Feb ,954, , , ,871, ,409, ,665, ,437, ,388, Mar. abril May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Sub- Tota l Nov. Dic. Sub- Tota l Tota l ,003, ,635, , ,167, ,351, ,087, , ,435, ,800, ,568, , , ,958, ,101, ,936, , ,617, ,500, , , ,977, ,358, ,715, , ,760, ,000, ,000, , , , ,412, ,757, ,088, , ,611, ,635, ,610, , , ,283, , ,500, , ,056, ,675, ,219, ,393, , ,943, ,273, ,437, , ,582, ,851, , , ,001, , ,903, , ,795, , ,425, , ,089, ,241, ,610, ,420, ,034, ,861, , , ,366, ,208, ,186, ,979, ,222,188, ,000, ,164, , ,551, ,420, ,743, ,681, ,576, ,164, , ,678, ,420, ,131, ,572, ,982, ,000, ,328, , ,229, ,841, ,875, ,254, ,559, ,420, ,034, ,190, , , ,596, ,050, ,062, ,233, ,500,748,
26 5. 5.-Pasivos. Descripción / Concepto Balance Inicial Débitos Créditos Balance Final Pasivos -2,087,083, ,112,938, ,554, ,907,699, Contrataciones y Adquisiciones. a- Resumen de Licitaciones realizadas en el periodo - Licitación de Obras: No. Cantidad de Procesos Realizados Modalidad de Compra Período Tipo de empresas INVI-URG Procedimiento de Urgencia Julio-Oct 2015 MIPYMES y *N/C *N/C quiere decir No Clasificada, y es la denominación que da el Registro de Proveedores de Obras del Estado. - Licitación Bienes y Servicios: Cantidad de Procesos Realizados 5 3 Modalidad de Compra Procedimiento de Urgencia Comparación de Precios 23 Compras Menores 33 Compras por bajo del Umbral Período Enero - Oct Enero - Diciembre 2015 Enero - Diciembre 2015 Enero - Diciembre 2015 Tipo de empresas MIPYMES y N/C GRAN EMPRESA y MIPYMES MIPYMES y N/C GRAN EMPRESA, MIPYMES y N/C 26
27 b. Resumen de compras y contrataciones realizadas en el Período (Cuadro Aneo 1) c. Rubro Identificación de Contratos d. Descripción del (de los) Proceso (s) e. Proveedor (es) contratado (s) f. Tipo documento beneficiario g. Monto contratado h. Tipo de empresa 1. MIPYMEs: i- Monto y porcentaje del Presupuesto ejecutado destinado a compras y contrataciones de bienes, obras y servicios a MIPYMEs. Monto RD$ presupuesto ejecutado Porcentaje presupuesto ejecutado 845,758, % ii. Monto y porcentaje del Presupuesto general dedicado a las compras y contrataciones de bienes, obras y servicios a MIPYMEs. Monto RD$ presupuesto general Porcentaje presupuesto general 845,758, % 27
28 iii. Número de procesos convocados y tipos de compras y contrataciones de bienes, obras y servicios adjudicados a MIPYMEs. No. Procesos Convocados Modalidad de Proceso Tipos de Compras y contrataciones de bienes, obras y servicios 33 Compras por bajo del Umbral Bienes y Servicios 23 Compras Menores Bienes y Servicios 3 Comparación de Precios Bienes y Servicios 5 Urgencias Bienes y Obras iv. Modalidad y montos de compras adjudicados a MIPYMEs. Modalidad de Compras Montos RD$ de Compras Comparación de Precios 6,149, Compras Menores 3,810, Procedimiento de Urgencia 1,148,903, Compras por debajo del Umbral Mínimo 1,195,
29 2. Empresas en General: i- Presupuesto Asignado y Ejecutado. Monto RD$ Presupuesto Asignado Monto RD$ Presupuesto Ejecutado 1,122,432, ,164,666, ii- Monto y porcentaje del Presupuesto asignado destinado a las compras y contrataciones de bienes, obras y servicios. Monto RD$ Presupuesto Asignado a Compras y Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios Porcentaje Presupuesto Asignado a Compras y Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios 1,122,432, % iii-plan de Compras y Contrataciones Publicado Versus Plan Anual de Compras y Contrataciones Ejecutado. (Cuadro Aneo 2) Plan de Compras y Contrataciones Publicado Plan Anual de Compras y Contrataciones Ejecutado 233,350, ,164,666,
30 iv- Desviaciones del Plan de Compras. a. Número y monto de adquisiciones planificadas y Ejecutadas. Adquisiciones Planificadas Adquisiciones Ejecutadas Número Monto RD$ Número Monto RD$ ,350, ,164,666, b. Número y monto de adquisiciones realizadas por modalidad vs Número de adquisiciones planificadas por modalidad. Ejecutado Planificado Tipo de Adquisición No. Monto RD$ No. Monto RD$ Emergencia N/R N/P Urgencia 5 1,149,342, N/P Licitación Pública Nacional N/R N/P Licitación Restringida N/R ,525, Sorteo de Obras N/R N/P Comparación de Precios 2 6,149, ,777, Compras Menores 19 3,371, ,396, Compras por debajo del Umbral Mínimo 29 1,195, ,650, Total 55 1,160,059, ,350, N/R. No Realizado N/P. No Planificado 30
31 c. Compras registradas según la clasificación de proveedores, cantidad de contratos y monto. Compras Registradas Clasificación de Cantidad de Proveedores Contratos Monto RD$ Gran Empresa 4 4,549, MIPYMES ,751, Personas Físicas N/R N/R Empresa no Clasificadas ,758, Total 1,160,059, d. Número y Montos de Procesos Ejecutados bajo una Resolución de Urgencia Número Período Montos RD$ Tipo de Empresas Adjudicadas INVI-URG ,923, Gran Empresa INVI-URG ,537, Micro Empresa INVI-URG , Pequeña Empresa INVI-URG ,057, Mediana Empresa INVI-URG ,033, Mediana Empresa INVI-URG ,717, Pequeña Empresa INVI-URG ,224, Pequeña Empresa INVI-URG ,410, Micro Empresa 31
32 INVI-URG ,892, N/C INVI-URG ,802, Pequeña Empresa INVI-URG ,069, N/C INVI-URG ,836, Micro Empresa INVI-URG ,908, N/C INVI-URG , N/C INVI-URG , N/C 1,149,342, Procesos Ejecutados Bajo una Resolución de Urgencia Número Monto RD$ 5 1,149,342, e. Número y montos de procesos ejecutados bajo una declaración de emergencia. Procesos Ejecutados Bajo una Declaratoria de Emergencia Número Monto RD$
33 7.-TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Informe de Gestión, Logros y Proyección de la OAI. En el año 2015 fueron recibidas 83 solicitudes de información, relacionadas a estadísticas de viviendas, informaciones sobre planos, estadísticas de viviendas, requisitos para ser considerada una vivienda de bajo costo, tipo de edificaciones, presupuestos, diseño, requisitos para una solicitud de vivienda en el INVI, entre otras solicitudes. CUADRO NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS POR MES SOLICITUDES RECIBIDAS ENERO- DICIEMBRE AÑO 2015 MES CANTIDAD Enero 6 Febrero 10 Marzo 9 Abril 9 Mayo 4 Junio 8 Julio 9 Agosto 4 Septiembre 7 Octubre 6 Noviembre 6 Diciembre 5 TOTAL 83 Dentro del total de las 83 solicitudes recibidas fueron transferidas 8 solicitudes de información como lo establece la Ley de Libre Acceso a la Información Pública en su artículo 7 párrafo II. 33
34 CUADRO SOLICITUDES TRANSFERIDAS Transferidas Instituciones Ayuntamiento del Distrito Nacional Ayuntamiento del Distrito Nacional Oficina Nacional de Estadística Oficina Nacional de Estadística Oficina Nacional de Estadística Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial Oficina Nacional de Estadística Oficina de Ingenieros y Supervisores de Obras del Estado Concepto Información sobre la propiedad, si es del a Escuela Víctor Garrido del Km. 10 Carretera Sánchez. Planos arquitectónicos del Mercado de Honduras construido por el Joaquín Balaguer en Julio de Información relacionada al déficit habitacional en la República Dominicana. Datos estadísticos sobre el déficit de viviendas en República Dominicana que tenga el INVI. Tabla y Grafico de la evolución del déficit de la vivienda social a la fecha y del comportamiento del sector construcción. Información sobre el proyecto RESURE que contempla el recate y la restauración de los márgenes de los ríos Ozama e Isabela. Información sobre el déficit habitacional en la Ciudad de Santo Domingo, estudios o estadísticas. Informaciones sobre planos, lista de beneficiarios, monto total y período de ejecución del proyecto Maimón. 34
35 Asimismo el INVI recibió una solicitud de información transferida por la Oficina de Libre Acceso del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en relación a una certificación donde se haga constar si el Sr. Manuel Lugo fue beneficiado en el proyecto de vivienda Mauricio Báez, informándole al ciudadano que dicho proyecto no fue diseñado ni construido por el Instituto Nacional de la Vivienda. En cuanto a las diferentes vías para recibir las solicitudes para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al acceso a la información más utilizadas fueron las siguientes: el correo electrónico con 30, por correspondencia con 15, y la personal con 27. Por la vía personal los ciudadanos tienen que llenar de manera escrita un Formulario indicando las informaciones a requerir y las motivaciones por la cual lo solicita. CUADRO VÍAS RECEPCIÓN DE SOLICITUDES Vía de Recepción de la Solicitudes Cantidad Personal 27 Correspondencia 15 Correo electrónico/pagina web 30 Otros 11 Total 83 35
36 Como podemos apreciar en el cuadro la generalidad de los solicitantes fueron realizadas a través de correo electrónico/ página web, dado el crecimiento en el uso de las tecnologías. Los estudiantes universitarios son quienes más se interesan en requerir información a la OAI-INVI. Regularmente estos tipos de solicitudes tienen como motivación básica, la realización de un trabajo asignado por un profesor o la elaboración de una tesis de grado. Dentro de las universidades cuyos estudiantes han solicitado más informaciones se encuentra la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). También durante este período fueron recibidas solicitudes de información, procedentes del sector privado y organizaciones sin fines de lucro que se describen a continuación: Confederación Dominicana de Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción, INC. (COPYMECON) Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS). Grupo Miyas Ciudad Alternativa Junta de Vecinos Honduras del Oeste 36
37 Mediante numerosas llamadas telefónicas a la OAI-INVI, muchos ciudadanos han solicitado información acerca de la Compensación del ITBIS para la adquisición de la Primera Vivienda con la Ley No sobre el Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso, así como también para el proyecto habitacional Ciudad Juan Bosch, donde el personal de la OAI-INVI le ha dado las orientaciones correspondientes, teniendo en cuenta siempre la cortesía y la vocación de servicio para que los ciudadanos interesados puedan siempre mantenerse actualizados. A nivel general los requerimientos de las solicitudes recibidas en la Oficina de Acceso a la Información son las siguientes: Condiciones y características fijadas que los proyectos de viviendas deben reunir para obtener la acreditación como proyecto de bajo costo. Planes y programas de compras y contrataciones de la Institución del Identificar las partidas del 20% de las MIPYMES del Información sobre las Viviendas construidas por el INVI para reducir el déficit habitacional los últimos 5 años. Inventario de los proyectos realizados por el INVI desde su conformacion hasta la fecha. Planos, especificaciones técnicas, normativas y criterios, normativas de parámetro de confort térmico en las viviendas sociales, Información General sobre las Viviendas Sociales. Datos sobre Ley de Fideicomiso viviendas de bajo costo. 37
38 Información proyectos habitacionales de carácter social. Presupuesto invertido en el proyecto INVI-Villa Progreso Hato Nuevo. Información si el proyecto Ciudad Real II esta incluido para el bono primera vivienda. Planos proyecto Villa Progreso Villa Tapia, datos beneficiarios. Información si el proyecto Juan Pablo II, esta calificado viviendas de bajo costo. Información si el proyecto Carmen Renata III, esta calificado viviendas de bajo costo. En el transcurso del año 2015 el personal de la OAI-INVI participó en diferentes cursos, talleres y charlas para su formación y capacitación. Entre estos se encuentran: Curso-Taller sobre Manejo Efectivo del Tiempo, Ecelencia en el Servicio, Jornada de Sensibilización y Prevención sobre Etica e Integridad, Practica Anticorrupción y Conflicto de Intereses en la Administración Pública, Charla de Sensibilización sobre la Etica y la Integridad en los Servidores Públicos (Comisión de Etica Pública del INVI), entre otros. 38
39 8.- LOGROS GESTIÓN ADMINISTRATIVA PÚBLICA (SISMAP) Criterio Planificación de RRHH Criterio Organización del Trabajo Criterio Gestión del Empleo Criterio Gestión del Rendimiento Criterio Gestión de la Compensación Criterio Gestión del Desarrollo Criterio Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales Criterio Organización de la Función de Recursos Humanos Criterio Gestión de la Calidad Criterio Planificación de RRHH Organización del Trabajo Gestión del Empleo Gestión del Rendimiento NIVEL DE AVANCE INSTITUCIONAL POR INDICADOR Logros de Cumplimiento Plan de RRHH Indicadores Estructura de cargos Manual de cargos Organigrama Manual de funciones Mapa de procesos Base legal Historia Pruebas técnicas Absentismo Rotación del personal Concursos públicos Talleres de reclutamiento y selección Empleados reconocidos con medalla al mérito Evaluación del desempeño Talleres de evaluación del desempeño En Ejecución En Proceso Por Realizar Gestión de la Escala salarial Compensación Gestión del Número de incorporados 39
40 Desarrollo No. incorporados por concurso No. incorporados por evaluación No. de empleados incorporables Diplomados, cursos y talleres Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales Organización de la Función de Recursos Humanos Gestión de la Calidad Post grado en gestión Representante designado de comisión de personal Pago de beneficios laborales Asociación de empleados Talleres de relaciones laborales Salud ocupacional y riesgos laborales Auditoría de oficina de RR HH Talleres de función pública Autoevaluación CAF Cartas compromiso Talleres de metodología CAF Comités de calidad 9.-Aseguramiento/Control de Calidad Gestión de Aseguramiento de la Calidad. Institución Medida de Política Instrumento (Ley, decreto, resolución administrativa, norma, disposiciones administrativas ) Gestión de Aseguramiento de la Calidad INVI Designacion miembros Comité de Calidad Ley No de 16 de enero de 2008 de Función Pública Decreto No , del 29 de abril de 1998, que crea las Comisiones de Ética Pública. Decreto No del 16 de febrero del 2005, que crea las Comisión Nacional de Ética y Combate a la corrupción. Decreto No del 16 de mayo del 2005, que establece el Reglamento Operativo de la Comisión de Ética y Combate a la corrupción. Comisión de Ética Pública. 40
VIVIENDA: Marco Programático y Presupuestario Observatorio de Derecho a la Ciudad; UASD, 30 de octubre 2014.
VIVIENDA: Marco Programático y Presupuestario 2013-2016 Observatorio de Derecho a la Ciudad; UASD, 30 de octubre 2014. Contenido I.Introducción; II.Carencias estructurales; III.Horizonte plurianual de
La aprobación de proyectos de viviendas de bajo costo y sus consecuencias para las empresas promotoras y el adquiriente de las mismas.
La aprobación de proyectos de viviendas de bajo costo y sus consecuencias para las empresas promotoras y el adquiriente de las mismas. AMCHAM Julio 31 2012 I. Ventanilla Única (MOPC) II. Calificación de
Proyecto sobre mejora de procesos de COMPRAS y PAGOS
Proyecto sobre mejora de procesos de COMPRAS y PAGOS Caso de éxito identificando oportunidades de mejora en relacionamiento con proveedores de Intendencia y Municipios del departamento de Maldonado Temática
3. CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE AULAS
TITULO DE LA ME: 3. CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILICIÓN DE AULAS 1 INSTITUCION Y MIEMBROS 5 INSTITUCION: MINISTERIO DE EDUCACION 8 9 INFORMACIONES DE LOS RESPONSABLES DE LA ME Nombre Cargo Número Celular
Registro de la Propiedad del Cantón Cayambe RENDICIÓN DE CUENTAS 2014
Registro de la Propiedad del Cantón Cayambe RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 Que es la Rendición de Cuentas La rendición de cuentas es un proceso mediante el cual quienes toman decisiones sobre la gestión de
COMITE DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE LA MESA DE DIALOGO. Enero 2016
COMITE DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE LA MESA DE DIALOGO Enero 2016 1. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE LA MESA DE DIALOGO 2. AVANCES DEL SUB COMITÉ DE MONITOREO

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Artículo 130
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 7
in fine
 resolución