Source: https://es.scribd.com/document/282226800/Terminos-de-Refererencia
Timestamp: 2020-05-30 07:03:56+00:00

Document:
Terminos de Refererencia | Topografía | Presupuesto
Terminos de Refererencia
guardarGuardar Terminos de Refererencia para más tarde
topografia informe (1)
INFORME - MECANICA DE SUELOS I.docx
Estudio de Trazo Diseño Geometrico
pfinalvias.docx
DIAPOST TOPO 1RA SESIÓN.pdf
Terminos de Referencia Expetdrdiente Tecnico - Agua Potable
Presupuesto de Trabajos
Reglamento de Honorarios Profesionales.pdf
EETT Losa_Nuevo Iñapari.docx
e t Saneamiento- Shilla v1
LEY 14 DE 1870 Colombia
1. Contenidos de Exp (1). Tecnico
Eq1_Proyecto-Reparado
LEVANTAMIENTO CON WINCHA Y JALON
CONSUlTORÍA PARA ElABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA: CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE JESUS MARIA, MAGDALENA, PUEBLO LIBRE, SAN MIGUEL
11. INICIO DE PLAZO Y DURACION DEL SERVICIO
12. INFORMACION A SER PROPORCIONADA POR SEDAPAL
13. INFORMES DE DESARROLLO DEL ESTUDIO
14. SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO
15. PRESENTACION DE LOS INFORMES
15.1 DOCUMENTOS
15.2 EN MEDIOS MAGNÉTICOS
16. DE LA REVISION DE LOS INFORMES Y ABSOLUCIONES DE OBSERVACIONES Pág.
17. TABLA DE PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
17.1 Aplicación de penalidad en el desarrollo de Estudios (Perfil,
Factibilidad,
Expediente Técnico)
18. FORMA DE PAGO
19. CALENDARIOS DE VALORIZACIONES
20. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR
21. CONCLUSIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO Y ACUERDO DE
22. RECURSOS HUMANOS
23. RECURSOS FÍSICOS MÍNIMOS
24. DEFINICIÓN DE PROYECTOS SIMILARES
- Ficha de cumplimiento de compromiso ambiental - MAMF0127
- Especificación Normalizaciones de la Información Cartográfica
2. VALOR REFERENCIAL
5. UBICACIÓN Y LÍMITES
7. ALCANCES DEL SERVICIO
8. ESTUDIO DEFINITIVO
COORDINACIÓN CON EMPRESAS DE SERVICIOS Y OTRAS
ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA EJECUCIÓN
F.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
ESTUDIO DE TRÁNSITO Y SEÑAUZACIÓN
H. TÉRMINOS DE REFERENCIA Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACIÓN
DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
METRADOS, COSTOS Y ESPECIFICACIONES
PLANOS DE DISEÑO DEFINITIVO
9. PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO
10. DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA
CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA: "CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE JESUS MARIA, MAGDALENA, PUEBLO LIBRE Y SAN MIGUEL
La Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, SEDAPAL, en su afán de prestar mejores servicios de Agua Potable y Alcantarillado a la ciudad, viene desarrollando estudios y ejecutando obras de cambio de redes de agua potable que permitirán restablecer las condiciones hidráulicas y recuperar la capacidad de distribución de nuestro sistema de agua potable; logrando de esta manera mejorar las condiciones de vida de la población.
Asimismo, busca mantener la continuidad de las condiciones del servicio de agua potable de la zona.
Para este fin, ha previsto contratar los servicios de una consultoría de obra que se encargue de la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de Obra "Cambio de Redes de Agua Potable en Jesús María, Magdalena, Pueblo Libre y San Miguel".
Los presentes términos de referencia para la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de Obra "Cambio de Redes de Agua Potable en Jesús María, Magdalena, Pueblo Libre y San Miguel", no constituye un Proyecto de Inversión Pública (PIP), debido a que corresponden al cambio de redes de agua potable aún operativas y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 3° "Definiciones" de la Directiva General del Sistema de Inversión Pública aprobada mediante Resolución Directora! N° 003-2011-EF/68.1 de fecha 09.04.2011, donde figura que no es PIP aquella reposición de activos asociados a la operatividad de las instalaciones físicas para el funcionamiento de la entidad y que no implica la ampliación de la capacidad para la provisión del servicio; por tanto, toda vez que las tuberías de agua potable serán rehabilitadas con el mismo diámetro existente en campo desde su instalación, no corresponde aplicar el Ciclo del Proyecto.
Señalar los lineamientos que debe tener el CONSULTOR que se encargue de elaborar el Estudio Definitivo y Expediente Técnico de Obra "Cambio de Redes de Agua Potable en Jesús María, Magdalena, Pueblo Libre y San Miguel".
S/. 531,000.00 (Quinientos Treinta y Un Mil con 00/100 nuevos soles), incluido, gastos generales, utilidad e IGV, con precios vigentes al 31.08.2014.
180 días calendarios.
Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público, publicada el 03 noviembre 2006 que sustituye a las aprobadas por Resolución de Contraloría N° 072-98-C.G.
Resolución de Contraloría N° 036-2001-CG del Obras.
. 'J···r·
··.· ··).
.ijj!.
~.··.·.:.·
/·.,'
\(;'
Resolución de Contraloría NO 123-2000-CG del 01-07-2000- Norma 700-06 (Contrataciones y Adquisiciones de bienes, servicios y obras).
Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General del 10.04.2001.
Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública- Ley NO 27293, modificada por las Leyes N° 28522, 28802 y por el Decreto Legislativo N° 1005 del 03.05.2008.
Decreto Supremo N° 102-2007-EF que aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificado por Decreto Supremo NO 185-2007-EF.
Resolución Directora! NO 003-2011-EF/68.01 que aprueba la Directiva N° 001-2011- EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Ley de Contrataciones del Estado 29873 y su Reglamento aprobado por Decreto Legislativo N° 138-2012 y sus modificatorias.
D.S. N° 006-2009 - EF, el Reglamento de Organización y Funciones, del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
Ley General del Ambiente- Ley N°28611.
Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental- Ley N°27446.
R.M. N° 165-2007-VIVIENDA- Política Ambiental Sectorial.
Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental - Ley N°28245 y su Reglamento.
Decreto Supremo-023-2009-MINAM Disposiciones para la implementación de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para Agua - DS 002-2008-MINAM
Resolución Ministerial N° 052-2012-MINAM del 07.03.2012.
Constitución Política del Perú -1993
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley 29783
Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. 005 - 2012 TR
Decreto Supremo NO 009-2009-ED,
Ley Orgánica de Municipalidades NO 27972.
5.1 Cuadrante limitado por la Av. General Santa Cruz, Av. General Garzón, Av. Jose María Plaza, Av. Brasil, Av. 28 de Julio, Av. Arnaldo Márquez, Calle Mogaburos, Av. Horacio Urteaga, Calle Talara y Av. Lloque Yupanqui.
Calles Varias distrito Jesús María
'"'~
·:í
5.2 Cuadrante comprendido por la Calle Rodrigo de Mazuelo, Calle Echenique, Calle Puente y Cortez, Calle Jose Salas, Av. Mar Bella y Av. Brasil en el distrito Magdalena del Mar.
Calles Varias distrito Magdalena
5.3 Cuadrante limitado por la Av. La Marina, Av. Sucre, Av. Cabo Gutarra, Calle Carlos de los Héroes, Calle Nicolás Alcázar, Calle José Morales, Calle Tavera (Piérola), Calle Odriozola, Calle Alcázar y Av. Brasil en el distrito de Pueblo Libre
Calles Varias distrito Pueblo libre
5.4 Cuadrante limitado por la Av. La Marina, Av. Insurgentes, Av. De Los Precursores y Av. Elmer Faucett en el distrito de San Miguel.
Calles Varias distrito San Miguel
5.5 Resumen de los proyectos a ser elaborados:
Estudios a elaborarse
cambió de Redes •. de Agua Potable en )esusMaría·,:;:.
Cambio de Redes'de Agua Potable en Magdalena
>·· · •
····.
5 444.59'
·.•.
CambiO de Redes de Agua Potable .en Pl:iebiOLíbre
• •.·.·
5;430.53
cambio de Redes de Agua Potable eh Jesus María ,
.••• ,./J./.•'J\\
. 6956.21'
.•.·
6. ANTECEDENTES Sistema de Agua Potable
6.1 Jesus María
Las redes y conexiones domiciliarias de Agua Potable, ubicadas dentro del cuadrante limitada por
la Av. General ~anta Cruz, Av. General Garzón, Av. Jase María Plaza, Av. Brasil, Av.
Av. Arnaldo Marquez, Calle Los Magaburos, Av. Horado Urteaga, calle Talara y Av. Uoqu c;,er. ~C\ S Yupanqui, pertenecen al sector 25 del distrito de Jesús Maria, se abastecen de la fuente de la ~~t,o Atarjea Centro (Reservorio Vicentelo Rl, R2, R3 y R4), las 24 horas del día, el m de la
o 1 ~~-P··~.r
28 de Julio e'%
1 -<~(.
tubería clase AC de 0 100, 150, 300 mm en estado crítico es de 777.02 metros y la tubería clase F°F 0 , de 0 100, 150, 250 y 300 mm en estado crítico es de 4,948.29 metros dando un total de 5,725.30 metros.
El número de conexiones domiciliarias del proyecto aproximadamente es de 1,497 conexiones domiciliarias.
Debido a las condiciones actuales, las redes y conexiones domiciliarias de agua potable con material de tubería clase AC y F°F 0 , con más de 50 años de funcionamiento han cumplido su vida útil, presentando constante problemas de funcionamiento del sistema de distribución por bajas presiones, disminución de la concentración del cloro, roturas de tuberías, estrangulamiento de flujo, reducción de volumen de conducción etc.
6.2 Magdalena
Las redes y conexiones domiciliarias de Agua Potable, ubicadas dentro del cuadrante comprendido por la Calle Rodrigo de Mazuelos, Calle Echenique, Calle Puente y Cortez, Calle Jose Salas, Av. Mar Bella y Av. Brasil en el distrito de Magdalena del Mar, pertenecen al Sector 47, se abastecen de la fuente de la Atarjea Centro (Reservorio Vicentelo R1, R2, R3 y R4), las 24 horas del día, el metrado de la tubería clase AC de 0 100 y 200 mm en estado crítico es de 1,115.83 m y clase de F°F 0 , 0 100 y 200 mm en estado crítico es de 4,328.77 metros, dando un total de 5,444.59 metros.
El número de conexiones domiciliarias del proyecto aproximadamente es de 1,115 conexiones domiciliarias.
Debido a las condiciones actuales, las redes y conexiones domiciliarias de agua potable con material de tubería clase AC y F 0 f 0 , con más de 50 años de funcionamiento han cumplido su vida útil, presentando constante problemas de funcionamiento del sistema de distribución por bajas presiones, disminución de la concentración del cloro, roturas de tuberías, estrangulamiento de flujo, reducción de volumen de conducción etc.
6.3 Pueblo libre
Las redes y conexiones domiciliarias de Agua Potable, ubicadas dentro del cuadrante comprendido por la Av. La Marina, Av. Sucre, Av. Cabo Gutarra, Calle Carlos de los Héroes, Calle Nicolás
Alcázar, Calle Jose Morales, Calle Távara (Piérola), Calle Odriozola, Calle Alcázar y Av. Brasil, pertenecen al Sector 30 en el distrito de Pueblo Libre, se abastecen de la fuente de la Atarjea Centro (Reservorio Vicentelo R1, R2, R3 y R4), las 24 horas del día, el metrado de la tubería clase
y clase de F 0 f 0 , 0 75, 100 y 150 mm en
AC de 0 100 y150 mm en estado crítico es de 735.25
estado crítico es de 4,695.28 metros, dando un total de 5,430.53 metros.
El número de conexiones domiciliarias del proyecto aproximadamente es de 840 conexiones domiciliarias.
6.4 San Miguel
Las redes y conexiones domiciliarias de Agua Potable, ubicadas dentro del cuadrante comprendido por la Av. la Marina, Av. Insurgentes, Av. De Los Precursores y Av. Elmer Faucett en el distrito de San Miguel, pertenecen al Sector 44, se abastecen de la fuente del reservorio Virginia Candamo, las 24 horas del día, el metrado de la tubería clase AC de 0 100, 150 y 200 mm en estado crítico
es de 6,956.21 metros.
&.,¡<;) Pc~P(f¡
c\e
(jer:¡v'.C. oS
sce.rNo
El número de conexiones domiciliarias del proyecto aproximadamente es de 717 conexiones domiciliarias.
Debido a las condiciones actuales, las redes y conexiones domiciliarias de agua potable con material de tubería clase AC, con más de 50 años de funcionamientos han cumplido su vida útil, presentando constante problemas de funcionamientos del sistema de distribución por bajas presiones, disminución de la concentración del cloro, roturas de tuberías, estrangulamiento de flujo, reducción de volumen de conducción etc.
1. ALCANCES DEL SERVICIO
Los alcances del servicio que a continuación se indican, no son limitativos, El CONSULTOR en cuanto lo considere necesario podrá ampliarlos y/o profundizarlos, pero no reducirlos.
Los criterios técnicos que se emplearán para la elaboración de los estudios se encuentran establecidos en el Reglamento de Elaboración de Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado para Habilitaciones Urbanas de Lima Metropolitana y Callao - SEDAPAL.
Durante el desarrollo del estudio se programarán reuniones con la Inspección del estudio a cargo de un profesional designado por SEDAPAL.
Se deberá evaluar el sistema de agua potable existente, a fin de determinar las obras de cambio de tuberías a ejecutar para lograr un servicio óptimo.
El CONSULTOR deberá coordinar estrechamente con el Equipo Operación y Mantenimiento de Redes de Breña, a fin de obtener información sobre las redes ya renovadas de agua potable y plasmarlas en un plano para su mejor visualización. Asimismo deberá coordinar con el Equipo Comercial Breña la información de número de conexiones domiciliarias de agua potable en la zona a intervenir, etc.
El levantamiento topográfico de la zona en estudio será coordinado estrechamente con la Inspección, quien supervisará en el campo la ejecución de dichos trabajos. No podrá iniciar el desarrollo del mismo sin autorización del Inspector.
En las zonas donde el pavimento se haya dañado (hundido) no sólo sobre el trazo de la línea sino en áreas adyacentes (partes laterales) por causa del colapso de la tubería existente, se deberá considerar el corte, rotura, excavación, refine, relleno y reposición de pavimento de toda esta área en el presupuesto del proyecto e indicar en los planos dichas áreas, a fin de reponer los pavimentos dañados por dicho hundimiento.
En los tramos de agua potable donde se evidencia cambios recientes del mismo, si este no ha sido cambiado de accesorio a accesorio se considerará como no cambiado, debiendo considerar todo el tramo en el proyecto.
Las redes de agua potable existentes en lo posible deberán reponerse en el mismo lugar de su existencia, salvo casos que requieran de reubicación al estar estos ubicados en veredas, retiros municipales o dentro de propiedad privada de ser el caso. De preferencia y de no existir interferencias las redes de agua potable deben ser reubicadas a la ubicación determinada por el Reglamento de Proyectos vigente.
Los redes de agua potable existentes que queden fuera de servicio por reubicación del trazo, deben ser rellenados con concreto fluido.
El Consultor, deberá verificar en campo la existencia de las conexiones domiciliarias de agua potable por cada lote y contrastarla con la información proporcionada por el área comercial de SEDAPAL. Así mismo deberá verificar la profundidad de las cajas de agua potable existentes, a fin de reponerlas a la misma profundidad.
El Consultor realizará el levantamiento de cada una de las conexiones domiciliarias de agua potable por reponer, considerando la presentación de un plano de conexiones domiciliarias y un ~~~ cuadro en el que se indique: Manzana, N° de Lote o N° municipal, N° d xionef~.J\) rff},~\
<v~p~ "\(,)(lc~e ~ ,0~e
Serv,~:·J.
CC(\!
E4fu~~nf~~~.:c,n
'"'o ~
domiciliarias de agua potable (si hubiera más de una por lote), cajas de registro de agua potable diferenciándolas por encontrarse dentro de los límites de propiedad o en la vereda y entre visible y no visible. Asimismo, medirá las profundidades de los buzones existentes en la zona a fin de determinar la pendiente actual de los colectores.
Asimismo, el Consultor elaborará un informe sobre las principales interferencias que se hayan encontrado, así como las especificaciones técnicas de las mismas durante el desarrollo de ejecución de obra a fin de evitar afectaciones, retrasos y compensaciones por daños a terceros.
En lo posible las conexiones de agua potable proyectadas deberán mantener el trazo de las existentes, y sus cajas de registro deben ubicarse en la vereda en caso se encuentre dentro del límite de propiedad.
El presupuesto deberá ser cargado al Sistema de Costos y Presupuestos de Sedapal, en las oficinas del Equipo Gestión de Proyectos Centro de la GPO, previa coordinación con la inspección, debiendo adjuntar en los anexos los análisis de precios que sustenten los costos. De no existir el costo de algún material o equipo, estos deberán ser complementados en la base de datos de SEDAPAL, con las cotizaciones correspondientes, las que se deben adjuntar en los anexos.
El Consultor deberá de considerar para la reposición de la tubería con Polietileno de Alta Densidad (PEAD) Color Azul- Norma Técnica Peruana NTP-ISO 4427:2008
El Consultor elaborará el presupuesto de obra de acuerdo a la versión implementada en Sedapal (SlO Corporativa versión 2005).
El CONSULTOR deberá designar a una persona capacitada (Ing. Especialista en Costos y Presupuestos), que se encargará de ingresar los valores del presupuesto en los ambientes de Sedapal, precisándose:
+ Es de responsabilidad del CONSULTOR, proveer de los equipos, útiles de oficina y cualquier otro gasto requeridos para el desarrollo normal de las actividades propias del empleo del Sistema.
+ El CONSULTOR sustentará las Planillas de metrados, Especificaciones Técnicas y Listas de Precios y/o Cotizaciones y Análisis de Rendimientos de las Partidas Particulares que empleen en la elaboración de los Presupuestos del proyecto.
+ Es obligación del CONSULTOR obtener las listas de precios yjo cotizaciones y Especificaciones Técnicas de los recursos que empleen en los presupuestos. Copia de los mismos deberán ser proporcionados a la Inspección.
+ El CONSULTOR deberá elaborar los Presupuestos en lo posible con la Base de Datos que SEDAPAL emplea; en caso de que el CONSULTOR requiera que se considere un nuevo Recurso y Partida de la Construcción, éstas deberán ser previamente sustentadas ante el grupo Costos del EGP-C quien se encargará de su aprobación y gestión de ingreso al Sistema.
• El Usuario designado por el CONSULTOR se limitará al Ingreso de la Data relacionada a su Proyecto, debiendo de abstenerse de cualquier manipulación de la Base de Datos General yjo Proyectos de otros Usuarios. Toda labor será supervisada e informada por la Inspección.
permitan obtener datos concretos de ingeniería, para la elaboración del o los Expedientes
Estudio Definitivo; es el estudio donde se desarrolla
un conjunto de actividades
Técnicos de obra.
Técnicas del Proyecto y de SEDAPAL, Planos de Ejecución de la Obra,
Expediente Técnico de Obra es el documento desarrollado, a partir de la información
los estudios definitivos y que contiene:
Memoria Descriptiva, Especificaciones
&~;~,elot.,¡.?
1_''\(f)
t:'J
Cere\">e .
1\Cl.
• cc\'\'0 ~
Estudio Geológicos, Formatos de Metrados Base, Valor Referencial, Análisis de Precios y sus Especificaciones, Desconsolidado de Gastos Generales y Utilidades, Formula (s) Polinómicas (s), Cronograma General de Ejecución y Cronograma de Desembolsos, Proforma de Contrato, Código de Normas Técnicas INDECOPI, Disposiciones Legales Vigentes, así como de orden técnico, de acuerdo a la complejidad de la obra.
El CONSULTOR deberá tener en cuenta todos los detalles que se requieran para el cambio de las tuberías del sistema de agua potable que garanticen el buen funcionamiento de los sistemas en la etapa de obras.
Para la elaboración del Estudio Definitivo, el CONSULTOR deberá realizar, siguientes actividades:
COORDINACIÓN CON EMPRESAS DE SERVICIOS Y OTRAS ENTIDADES
Se deberá obtener la información oficial de las redes y obras existentes de las empresas de servicio como son EDELNOR, SEDAPAL, Telefónica del Perú, Calidda, Ministerio de Agricultura y otros, a fin de evitar y/o solucionar posibles interferencias con dichas instalaciones, adjuntado la información recopilada al informe correspondiente. Se deberá prever los diseños de modificación de las redes existentes, drenajes, o canales que fueran necesarios para evitar atrasos o postergaciones durante el desarrollo de la etapa de obras .
./ Cuando ello sea necesario, se realizarán piques exploratorios para verificar si podría existir interferencia con los otros servicios tales como redes de agua, desagüe, instalaciones eléctricas, telefónicas, y otros, en los cruces de calles, pasajes, avenidas y en lugares donde no se tenga información actualizada de redes de otros servicios. Los costos y trámites para la ejecución de los piques exploratorios deben ser coordinados y asumidos por el consultor .
./ Coordinar con EMAPE, INVERMET, Dirección General de Transporte Urbano DGTU y otras dependencias de la Municipalidad Metropolitana de Lima, las posibles interferencias con obras a su cargo en la zona donde se proyectarán las obras de rehabilitación. Cuando se traten de obras lineales, deberá preverse con especial atención, la rotura del pavimento, vereda, sardinel u otra infraestructura existente, a fin de establecer con criterio apropiado, los trabajos de cambio de tuberías que deberán hacerse en la etapa de obras .
./ Coordinar con la Municipalidad de Lima, Municipalidad de Jesus María, Magdalena, Pueblo Libre y San Miguel, EMAPE, etc. de ser el caso, el diseño de pavimentos en la zona donde se vayan a afectar y obtener información sobre los trámites y permisos que se requieran durante la ejecución de las obras, cuyos costos deberán ser considerados en el valor referencial .
Toda la información de las instalaciones existentes deberán estar ubicadas en los planos a escala 1/500 acotando su distancia horizontal y profundidades en las secciones a escala conveniente (detalles).
B.- LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
Se realizará el levantamiento topográfico (Obras Secundarias) que requiera el Proyecto, para lo cual en el estudio a realizar, se debe verificar y complementar la planimetría y cartografía existente (Planos: SEDAPAL, Gobierno Regional, Municipalidad de Lima Metropolitana, Municipalidades donde se ubica la obra, y el Instituto de Planificación de la Municipalidad de Lima) donde se presenta el trazado urbano, los mismos que serán adquiridos por EL CONSULTOR y transferidos a SEDAPAL a la terminación del Estudio.
En los planos de planimetría, la Consultora, mostrará la ubicación del sistema de agua potable, realizando las verificaciones necesarias para confirmar ubicaciones. El Levantamiento topográfico, se efectuarán mediante topografía digital.
Los levantamientos topográficos se efectuarán en coordenadas geográficas y de UTM referidas al sistema I.G.N. y a un B.M. oficial existente y a escala, con equidistancia de las curvas de nivel adecuadas a su fin, como se indican a continuación:
/ El Consultor, para el inicio y durante el desarrollo del estudio, deberá presentar:
/ El consultor para el desarrollo del estudio de topografía deberá entregar un Cronograma de Trabajo detallado específico, el mismo que deberá ser concordante con el Cronograma General del Servicio.
/ Ficha expedida por el I.G.N. sobre la ubicación del B.M. oficial empleado (determinado y certificado), para el control vertical se establecerá BMs enlazados con BMs oficiales del I.G.N
/ Ubicación de las estructuras proyectadas (redes secundarias, etc.), a escala 1/500 y 1/250 con curvas a nivel cada 0,50 m.
/ Ubicación de las estructuras y otros existentes, a escala 1/500 y 1/250
/ Trazo de las líneas proyectadas y existentes, en planta a escala 1/500 con curvas a nivel cada 0,50 m. Se indicará toda la información encontrada: Tipo de vías, pavimento, bermas, jardines árboles, buzones de desagües, buzones de teléfonos, río, canales y otros, convenientemente acotadas y referidas a puntos notables.
/ Los perfiles longitudinales de las líneas de conducción, impulsión yjo redes de agua potable, se dibujarán a escalas horizontal 1/500 y vertical 1/50 incluyendo la ubicación de cruces e interferencias de las redes de agua, alcantarillado, redes, telefónicas, eléctricas, etc., para considerar en el presupuesto su protección durante la ejecución de las obras .
/ Replanteo y verificación de todas las redes existentes de agua, alcantarillado, eléctricas, telefónicas y canalizaciones, en el campo y confrontar la información proporcionada por las Empresas de servicios .
/ Las curvas a nivel se basarán con un B.M. oficial del sistema Altimétrico del I.G.N. indicando en los planos los B.M. auxiliares para la ubicación exacta de la cámara yfo otras estructuras proyectadas para la obra debidamente documentado .
/ Todos los planos topográficos serán dibujados en AUTOCAD 2011 y serán entregados con extensión DWG a SEDAPAL. (según GPOET008 Normalización de la Información Cartográfica)
/ Se realizará la nivelación y replanteo correspondiente, cuando se necesite verificar datos sobre una estructura existente.
/ El levantamiento topográfico establecerá una poligonal de precisión según el perímetro del
del Proyecto, debidamente monumentados que servirán para el control horizontal .
/ Para el control vertical se establecerá BMs enlazados con BMs oficiales del I.G.N .
/ El levantamiento de detalles se ejecutará con estación total digital, los manzaneos en la zona urbana, serán ejecutados empleando el sistema en tiempo real, para evitar las dificultades del tránsito.
Se dejará un BM principal del esquema y BMs auxiliares monumentados para el control vertical, incluyendo una descripción de su ubicación, un punto fijo y una topografía .
Se realizará la nivelación y replanteo correspondiente para verificar datos. En el levantamiento se incluirán los detalles de vías, pavimentos, bermas, jardines, árboles, postes, buzones, canales y otras relevantes .
un informe específico del Estudio Topográfico,
incluyendo planos y archivos en CD.
Al término de la aprobación del Proyecto (Expediente Técnico), EL CONSULTOR entregará a SEDAPAL los archivos en discos compactos (CD) de la siguiente información:
Cartografía base urbana empleada en la elaboración del estudio a nivel de manzana con información de habilitaciones urbanas representado como polígonos.
cartografía de redes de agua potable existentes y/o proyectadas, de todo lo existente y/o proyectado, con información de sus características principales como: nombre, código, referencia de ubicación, tipo, volumen, cotas, áreas de servicio (habilitaciones a servir), diámetros y material y otras que considere conveniente SEDAPAL.
• Cartografía de redes de agua potable existentes y/o proyectados: características principales (nombre, tipo, código, diámetro, material, antigüedad y otras que considere conveniente SEDAPAL) representado como poli líneas.
• Cartografía de válvulas, grifos contra incendio: características principales, nombre, código, referencia de ubicación, cotas, altura, tipo, representado como puntos y otras que considere conveniente SEDAPAL.
• Cartografía de zonas de abastecimiento, con información de área, habilitaciones urbanas, población, caudal y otras que considere conveniente SEDAPAL, representado como polígonos.
• Cartografía de curvas de nivel cada metro, con información de cotas, y otras que considere conveniente SEDAPAL, representado como líneas.
EL CONSULTOR, debe tener en cuenta que dicha información debe cumplir las siguientes características técnicas en la presentación de los planos:
Sistema de Coordenadas Planas Universal Transverse Mercator (UTM).
Datum de referencia World Geographic System 1984 (WGS84).
Zona de Referencia 18 SUR.
Exactitud Posicional Submétrica ajustados con GPS.
Planos para la presentación en el estudio será en Formato DWG.
La información cartográfica utilizada en los planos AutoCAD, se entregará en formato Shape file de ArcViewGIS (Versión 9.3), con las siguientes características:
Manzanas (polígono)
Lote (polígono)
Redes de agua Potable existente (línea)
Redes de Alcantarillado Existente (línea)
Redes de agua potable Proyectada (línea)
Reservorio Existente (punto)
Válvulas Existentes (punto)
Buzones existentes (punto)
• Otros componentes del sistema de agua potable Proyectado (puntos)
• Curvas de Nivel (línea), estas deberán ser generadas en ArcGis con el Spatial Analyst.
Las especificaciones respecto a los atributos o campos de información de cada objeto (Línea, Polígono o Punto), se establece en el GPOET008 Normalización de la Información Cartográfica, documento que se adjunta al presente (Ver Anexo N° 01, Especificaciones GPO-ET008). EL CONSULTOR debe previamente coordinar con el Equipo Tecnología de Información y Comunicaciones - ETIC y otras áreas competentes sobre los parámetros y criterios de información geográfica a considerar.
La Entidad se reserva el derecho de hacer las verificaciones respectivas antes de la aprobación de los entregables; para ello el Consultor, deberá proporcionar información de todos los puntos del levantamiento topográfico realizado, con sus respectivas coordenadas y elevaciones.
Durante el desarrollo de los trabajos de topografía, el Consultor está obligado a comunicar, de acuerdo a la programación entregada, los días de visita en campo, a fin de que la Entidad, disponga la verificación del levantamiento de información de los datos reales. De no existir dicha comunicación, La Entidad se reserva el derecho de no aceptar el entregable.
El consultor, contará con un equipo GPS en campo, el cual deberá almacenar información que será solicitada por la entidad en forma aleatoria durante la consultoría. De no existir dicha información, La Entidad se reserva el derecho de no aceptar el entregable.
El consultor deberá presentar el Volumen del Estudio Topográfico que incluya como mínimo:
• Libreta de Campo.
• Información del Proyecto en Geodatabase (Plataforma ArcGis Ver. 10,1) que considere los campos, conforme a la especificación GPOET008.
C.- ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA
Las características del estudio de suelos se deben realizar conforme a lo establecido en el Reglamento de Elaboración de Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado para Habilitaciones Urbanas de Lima Metropolitana y Callao de SEDAPAL.
Se requiere del Estudio de Mecánica de Suelos, que permita determinar las características del suelo, donde se ejecutarán las infraestructuras de saneamiento para las Obras Secundarias de agua potable.
Es requisito, un informe técnico (en el que se adjunte los originales de los resultados de laboratorio de todas las pruebas realizadas, debidamente suscrito por el especialista) respecto
a las condiciones geotécnicas del terreno de modo que se determine los datos necesarios para fijar los diseños de instalación, material, clase de tubería y diseño de las estructuras proyectadas.
El Estudio de Suelos debe ser presentado a SEDAPAL para ser revisado por el área correspondiente para poder declarar la conformidad al Estudio.
La Entidad se reserva el derecho de hacer las verificaciones respectivas antes de la aprobación de los entregables.
Durante el desarrollo de los estudios de mecánica de suelos, el consultor está obligado a informar de acuerdo a la programación entregada, los días de inspección en campo y toma de muestras, a fin de que la Entidad, disponga la verificación de los trabajos a realizar. De no existir dicha comunicación, la Entidad se reserva el derecho de no aceptar el entregable.
El consultor deber proporcionar un panel fotográfico del estudio realizado, de tal forma que figure al menos en 25% de las fotografías la participación del profesional calificado para el desarrollo del estudio.
El estudio debe comprender:
La capacidad portante del terreno en aquellas zonas en las que se ejecutarán las estructuras proyectadas del Sistema de agua potable, a las profundidades de cimentación prevista .
La calidad físico - química de cada tipo de suelo, por donde atravesarán las tuberías y en donde se localicen las estructuras, tales como: nivel de Cloruros, Sulfatos, pH, Conductividad, etc., determinando la agresividad del terreno, al material de las tuberías, concreto, fierro y otros materiales que se han empleado en el estudio .
Profundidad y características del basamento rocoso en caso de ser necesario.
Basándose en estos resultados, EL CONSULTOR establecerá las medidas de protección adecuadas para cada material y efectuará las recomendaciones para la instalación y fundación de las estructuras (tuberías y cámara, casetas, plantas, buzones, etc.)
El estudio de suelos incluirá un plano en planta, con el mapeo de suelos y el detalle de ubicación de las calicatas y tipo de suelo encontrado, y otro plano con el correspondiente perfil estratigráfico de los diferentes tipos de suelo a las profundidades requeridas; indicando el nivel de napa freática de darse el caso.
Se debe considerar además la investigación del suelo mediante calicatas y análisis físico- químicos para determinar la calidad del terreno en los lugares donde se instalarán las tuberías:
una calicata por cada 300 m de redes secundarias (como mínimo 30 calicatas) que servirán además para verificar posibles interferencias. Se recomienda cuando menos que por cada tres calicatas, que se realice un análisis químico del suelo (10 como mínimo).
EL CONSULTOR debe prever, basándose en los resultados del estudio de suelos, la profundidad de la napa freática (si lo hubiere) para considerar en el Expediente Técnico el procedimiento constructivo adecuado.
Se determinará la estabilidad de la cimentación mediante un estudio geotécnico del área que compromete las estructuras proyectadas.
EL CONSULTOR presentará el volumen correspondiente al Estudio de Suelos que incluye, como mínimo:
• Ubicación del área en estudio (especificando la ubicación de cada una de las estructuras y líneas proyectadas)
• Características del proyecto
• Investigaciones geotécnicas realizadas.
• Antecedentes geológicos de la zona: Geomorfología 1 geología y estratigrafía
• Trabajos de campo: Calicatas 1 densidad natural/ muestreos y registros de exploración
• Resultados de análisis químico de cada tipo de suelo 1 por donde atravesarán las tuberías 1 tales como: nivel de Cloruros/ Sulfatos/ PH y Conductividad/ de ser el caso 1 determinando la agresividad del suelo (sulfatos) al material de las tuberías 1 concreto 1 fierro y otros materiales que se han empleado en el estudio.
• Ensayos de laboratorio: Ensayos estándares y ensayos especiales.
• Los resultados de los ensayos/ que serán admitidos siempre y cuando provengan de laboratorios de entidades acreditadas por INDECOPI o universidades que den el servicio.
• Reconocimiento petrográfico macroscópico para el caso de rocas
• Calificación de suelos
• Perfiles Estratigráficos por punto investigado
• Estabilidad de taludes
• Descripción de la conformación del subsuelo del área en estudio (especificando para las líneas proyectadas).
• Se identificará la profundidad del nivel de aguas freáticas en cada punto de observación (Si los hubiera).
• Posibles problemas geotécnicos.
• Recomendación de ubicación de canteras para la extracción de materiales de construcción.
• Recomendación de centros de acopio para el depósito de los desmontes y/o materiales peligrosos.
• Aspectos referentes al efecto de sismos y parámetros para el diseño y construcción de Obras.
• Conclusiones y Recomendaciones de procesos constructivos como tipos de entibados, sistema de drenaje de requerirse, riesgos geológicos (Huayco, deslizamientos, inundación, erosión, desprendimiento de material suelto, etc.)
• Planos (el estudio de suelos incluirá un plano en planta, con el mapeo de distintos tipos de suelos y el detalle de ubicación de las calicatas y tipo de suelos encontrados, y otro plano con el correspondiente perfil estratigráfico de los diferentes tipos de suelo a las profundidades requeridas).
• Información del Proyecto en Geodatabase (Plataforma ArcGis Ver. 10,1) que considere los campos, conforme a la especificación GPOETOOS Normalización de la Información Cartográfica (ver Anexo N° 01, Especificaciones GPO-ETOOS).
D.- DISEÑO HIDRÁULICO
El CONSULTOR presentará el Estudio Definitivo y Expediente Técnico con el correspondiente sustento técnico y económico, de la alternativa aprobada por la inspección del estudio.
El CONSULTOR estudiará las características del sistema de agua potable existente y hará la
verificación de las condiciones actuales.
El CONSULTOR estudiará y verificará la capacidad de las redes de agua potable colectSFes
existentes en las cuales podrían empalmarse las nuevas redes a instalar.
El CONSULTOR realizará el diseño y simulación hidráulica de las redes de agua potable
mediante la aplicación del software WATERCAD y adjuntará los correspondientes parámetros
considerados, hojas de cálculo hidráulico y reportes del programa.
El consultor presentará el volumen correspondiente al Diseño Hidráulico, el cual deberá incluir:
Proyección de la Demanda de agua potable
Cálculo Hidráulico en las condiciones actuales del Sistema
Planos de WATERCAD, donde se visualicen los diámetros proyectados en el sistema.
E.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA
El CONSULTOR deberá elaborar el Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional para la obra
respectiva, considerando las exigencias relacionadas a la aplicación del Sistema Internacional de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001, las normas técnicas peruanas de seguridad y salud en el sector de la construcción tales como la Norma técnica G.OSO "Seguridad durante la Construcción", la "Norma Básica de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación" R.S.021 - 83 la "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo" Ley 29783 y en el "Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo" D.S. 005 - 2012 TR, y modificatorias, así
como también de las Disposiciones consideradas en la Especificación GPO-ET004 sobre el tema y que está referida al desarrollo y ejecución en SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EJECUTADAS POR SEDAPAL.
Si es necesario, el CONSULTOR puede proponer alternativas de igual o superior característica
a los procedimientos constructivos considerados en la especificación, los que deberán ser
aprobados por la Supervisión con la conformidad de los responsables de la elaboración del Proyecto, sin que ello origine Costo Adicional alguno al Proyecto.
En el Expediente Técnico, en lo correspondiente al Valor Referencial (Presupuesto), las Partidas para Obras Provisionales y Trabajos Preliminares consideran las Partidas requeridas para Seguridad e Higiene Ocupacional, como es el caso del campamento, depósitos, señalizaciones, cercos, barandas y otras señales necesarias. Respecto a los cascos, lentes, máscaras para gases, protectores de oídos, botas, escaleras, líneas de vida, etc. que son de uso personal o para una cuadrilla, se consideran en los Análisis de Costos de cada partida como un porcentaje de la Mano de Obra en el ítem "Herramientas complementarias: 2%".
DESARROLLO DE PROCESOS, ACTIVIDADES, OPERACIONES QUE SON OBJETO DEL CONTRATO/UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA.
2. POLffiCA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
DEFINIR, PUBLICAR Y DAR A ENTENDER LA POLffiCA DE SST DE LA OBRA/EMPRESA
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES PARA TODAS LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO (CONTAR CON PROCEDIMIENTO Y MATRIZ).
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES.
q_?
. ·(!\'"
3.4 PROGRAMA DE GESTIÓN
G~ e~
Cet tro
4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD (FUNCIONES)
4.1.1 INGENIERO DE PROYECTO
4.1.2 RESIDENTE DE OBRA
4.1.3 JEFE DE SEGURIDAD
4.1.4 PREVENCIONISTA DE OBRA
4.1.5 RESIDENTE DE OBRA
4.1.6 SUPERVISORES/JEFES DE GRUPO/CAPATAZ
4.1.7 TRABAJADORES
COMPETENCIA, CAPACITACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
COMUNICACIONES/CONSULTA
DOCUMENTOS Y CONTROL DE DOCUMENTOS
PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
4.6.1 TIPOS DE CONTINGENCIA
4.6.2 NIVELES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
4.6.3 ORGANIZACION Y RESPONSABILIDADES
4.6.4 EQUIPOS Y MATERIALES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
4.6.5 COMUNICACIONES
4.6.6 CAPACITACION
4.6.7 SIMULACROS-EVACUACION
4.6.8 ACTIVIDADES DE MITIGACION
MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO Y MONITOREO EN SST
5.1.1 PROCEDIMIENTOS ESCRITOS DE TRABAJO SEGURO (PETS)
5.1.2 ESTADISTICAS DE SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE SST EN LA OBRA/PROYECTO
INVESTIGACION DE INCIDENTES, ACCION CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA
ACCIONES CORRECTIVAS-PREVENTIVAS
INSPECCIONES y/o AUDITORIAS
6.4.1 INSPECCIONES PLANEADAS, INOPINADAS, MENSUALES, SEMANALES, DIARIAS.
6.4.2 AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS.
7. COMITES DE SEGURIDAD Y/0 SUPERVISOR DE SST
1) LISTADO
(CARACTERISTICAS Y CERTIFICADOS)
2) ENTRENAMIENTO
ENTRENAMIENTO/CAPACITACIÓN ANUAL)
3) REGISTRO DE ASISTENCIAS A CHARLAS/REUNIONES DE SEGURIDAD:
CHARLAS DE INDUCCION
CHARLAS DIARIAS
CHARLAS OPERACIONALES
REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD
4) ANALISIS DE TRABAJO SEGURO {ATS) 5) MAPA DE RIESGO 6) POLITICA Y OBJETIVOS DE SST
8) PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 9) ESTADISTICAS/REPORTES DE SST (SEMANALES, MENSUALES)
El Plan de Seguridad contemplará también las previsiones y las informaciones para efectuar en su oportunidad las debidas condiciones de seguridad y salud previsibles para trabajos posteriores, como es el caso de los Manuales de Operación y Mantenimiento de las Instalaciones proyectadas.
La aplicación de la Especificación de Seguridad e Higiene Ocupacional, no interfieren con las Disposiciones establecidas en cualesquiera de los otros documentos que conforman el Expediente Técnico, Disposiciones establecidas por la Legislación, ni limitan las Normas dictadas por los Sistemas Administrativos, así como otras Normas que se encuentren vigentes y que son de aplicación en la Elaboración de un Proyecto así como para su ejecución.
El Estudio Definitivo de Seguridad e Higiene Ocupacional en su totalidad, debe estar firmado por el Ingeniero especialista responsable de su ejecución y por el Ingeniero Director de Estudio, en concordancia con las Normas de Control Interno para el Área de Obras Públicas.
./ El Consultor deberá evaluar la existencia de algún requerimiento ambiental establecido en el proceso administrativo municipal donde se desarrollará el proyecto, a fin de considerar dichos requisitos para la elaboración del expediente. ./ Asimismo, el consultor, de ser el caso, tramitará, gestionará, elaborará y realizará los pagos respectivos en las Municipalidades u otras instituciones involucradas con el proyecto, considerando que estas hayan emitido normas, procedimientos o requerimientos ambientales respecto a las obras de saneamiento. ./ El Consultor deberá elaborar una propuesta de cumplimiento ambiental de los impactos ambientales que pudieran generarse por la ejecución del proyecto, según como lo establece el Art. 23° del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, estableciendo los costos que involucrará su mitigación, remediación y compensación . ./ Elaborar la FCCA de acuerdo a lo establecido en el MAMF0127 Formulario Ficha de Cumplimiento de Compromiso Ambiental para proyectos de saneamiento (FCCA) . ./ El MAMF0127 Formulario de Ficha de Cumplimiento de Compromiso Ambiental debe contar con la conformidad del EGAm, antes de incluirlo en el expediente de contratación . ./ La FCCA es suscrita por el profesional responsable de su elaboración y/o Consultor a cargo de la ejecución del proyecto, con su respectiva firma en cada una de las hojas . ./ Remitir al EGAm, la versión final impresa y digital de la FCCA, inmediatamente después de emitida la conformidad con los respectivos planos y panel fotográfico del proyecto . ./ No podrá dar inicio a la obra, sino se cuenta con la FCCA aprobado por el EGAm . ./ Los Equipos responsables de los proyectos y servicios de saneamiento o infraestructura, coordinarán con el EGAm una visita técnica de verificación ambiental al área del proyecto previa a la elaboración de la FCCA. El EGAm no revisará ni emitirá conformidad a la FCCA, sino se ha realizado la verificación ambiental por el personal asignado. ~oA-
Ql.':>
r.;,~·cn:t'Zl'
,~-~,
G.- ESTUDIO DE TRÁNSITO Y SEÑALIZACIÓN
ESTUDIO DE TRÁNSITO (IMPACTO VIAL) DE INTERFERENCIA DE VÍAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA
El Consultor debe desarrollar un Estudio de Tránsito (Impacto Vial) y señalización, con un apropiado nivel de detalle de acuerdo a las exigencias de la Ordenanza N° 059 de la Municipalidad de Lima Metropolitana, de fecha 1994.03.30, publicada el 1994.04.11, en las zonas donde se desarrollarán los trabajos, con la finalidad de detectar y evidenciar los problemas que se presentarán como consecuencia de la ejecución de las obras, debiendo sustentar las soluciones temporales del tránsito (vehicular y peatonal).
Por las características de las obras que realiza SEDAPAL, la instalación de tuberías y construcción de cámaras, conexiones domiciliarias en toda vía, debe contar con la autorización de Interferencia de Vías otorgada por la Gerencia de Transporte Urbano de Lima a través de la Subgerencia de Ingeniería del Tránsito (Ord. 059); esta ordenanza, tiene competencia en todas las vías de la provincia de Lima, adicional a la Autorización de Interferencia de vías se debe contar con las autorizaciones de ejecución de obras. En el caso de Ejecución de Obras en Vias Metropolitanas (Ord. 341) deberá de solicitar su autorización en la Gerencia de Desarrollo Urbano de Lima a través de la Subgerencia de Autorizaciones Urbanas y en el caso
de Vías locales deberá de solicitar su autorización en la Gerencia de Desarrollo Urbano
del Distrito. En conclusión la constructora deberá contar en campo con dos (02) autorizaciones (de Interferencia de vías y de ejecución de obras).
En caso de obras a desarrollarse fuera de la jurisdicción de la Municipalidad de Lima Metropolitana (Provincia de Lima), el Consultor debe diseñar un Sistema de Señalización y Desvío de Tránsito, como parte del Estudio de Tránsito (Impacto Vial), el mismo que debe ser aprobado Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Municipalidad correspondiente (si el caso lo requiere).
Será necesario que el Consultor realice conteos de tránsito, con el propósito de sustentar las medidas que se proponga en el Estudio, las mismas que deben tender a minimizar las molestias al tránsito de vehículos y de peatones en el Área del Proyecto y principalmente a las viviendas aledañas.
El Estudio de Tránsito (Impacto Vial), recopila las cantidades del flujo vehicular que se desplaza en la zona, se busca determinar el momento más adecuado para realizar la obra a fin de causar el menor Impacto Vial al Tránsito y residentes de la zona afectada y ejecutar los trabajos dotados de todos las medidas de seguridad como las señalización vertical reflectiva y los dispositivos de control de tránsito, reforzados con personal señalero y efectivos policiales.
Basado en este Estudio de Tránsito, el Consultor debe preparar los planos de desvío de tránsito, indicando las medidas de seguridad y señalizaciones asociadas, que se debe adoptar para ejecutar la obra. El presente documento define el contenido de un Estudio de Tránsito (Impacto Vial) y representa una guía para su elaboración:
l. ASPECTOS GENERALES
1.3 Descripción del Proyecto
1.3.2 Detalle - secciones
1.4 Área de Estudio
1.4.1 Área de Impacto Principal
1.4.2 Área de Impacto Secundario
1.4.3 Proyectos Viales Futuros
Análisis de la Información y obtención de resultados
3.1 Sentidos de Circulación
3.2 Conteo de tráfico
3.4.1 Formato de Encuestas
3.4.2 Cronograma de conteos
3.4.3 Identificación de puntos de aforo
3.4.4 Determinación del Flujo
3.4.5 Transporte Público de Pasajeros
EVALUACIÓN DEL TRÁNSITO EN EL ÁREA DEL PROYECTO
Vía de mayor importancia
Total tráfico generado (Se realizaran en la Zona afectada y en las Vías de Desvío)
4.4.1 Volumen Vehicular
4.4.2 Volumen Peatonal
ANALISIS DE LA CAPACIDAD VIAL
5.1 Volumen Vehicular
5.2 Determinación de Hora Punta
PROYECCIONES DE VOLUMENES DE TRANSITO
Volúmenes de Tránsito Proyectado (En las vías alternas)
7.1 Situación Actual (Diagnosis)
7.2 Situación durante la ejecución de obra
MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS
8.1 Situación Actual
8.2 Situación durante la ejecución de obras
Diagrama de Flujos Vehicular y Peatonal (Hora Punta) Planos:
Plano General de obra (zona de trabajo y sentido actual). Plano de Desvío por etapas Plano de Señalización del desvío Cronograma de obra por etapas
TÉRMINOS DE REFERENCIA Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO:
Al ser una rehabilitación de redes existente, corresponde la realización del Monitoreo Arqueológico durante la ejecución de las obras o remoción del terreno, como medida de protección de las evidencias arqueológicas que puedan hallarse de manera fortuita.
El Consultor, deberá elaborar los Términos de Referencia y el Presupuesto para la realización del Plan de Monitoreo Arqueológico, durante el desarrollo de las obras y actividades de ingeniería que involucren excavaciones y remoción de tierras en las obras en general por ejecutar.
Los términos de Referencia del Plan de Monitoreo Arqueológico deberán ser desarrollados según el Reglamento de Investigaciones Arqueología R.S. N° 044-200-ED, Resolución Ministerio N° 012-2010-MC, Directiva N° 001-2010/MC, Decreto Supremo N 009-209-ED.
Los Términos de Referencia del Plan de Monitoreo Arqueológico en su totalidad, debe estar firmado por el Licenciado responsable de su ejecución y el Ing. Director del Proyecto, en concordancia con las Normas de Control Interno para el Área de Obras Públicas
Los metrados y costos deben estar claramente definidos y en los trabajos que comprenden por cada partida. Estos estarán debidamente sustentados mediante hojas de cálculo que faciliten su revisión, preparándose planillas de metrados parciales y con resúmenes por planos.
Todas las especificaciones nuevas que se generen en el presente proyecto deberán tener una sustentación y descripción del proceso constructivo.
Se requiere la elaboración de los metrados y presupuestos con el respectivo análisis de costos unitarios, Especificaciones Técnicas de Metrados - Formas de Pago, Procesos Constructivos y de Materiales, Cronogramas, Formulas Polinómicas, etc.
El Valor Referencial debe estar debidamente sustentado, con planillas de metrados parciales y totales que se generaran como consecuencia del desarrollo del estudio, los cuales deben presentar el sustento y descripción de cada partida considerada; además, el Consultor debe realizar un estudio de mercado de precios de recursos (02 proveedores o más), adjuntando la lista de precios y cotización que los respalden, considerando cotizaciones actuales o vigentes relacionadas a los materiales que se emplearán para la ejecución de la obra.
El Consultor debe presentar las Hojas de Cálculo de Sustento de los metrados consignados en las Partidas del Valor Referencial. Asimismo debe indicar en los planos del proyecto: las longitudes de los tramos de tuberías, clasificación del terreno, recomendaciones, profundidades y demás elementos que permitan realizar el análisis cuantitativo correspondiente.
El Consultor en el valor referencial, debe considerar los costos derivados por los trámites legales y documentarías que debe realizar el contratista de la obra durante la ejecución y recepción de la obra, como es el trámite por otorgamiento de licencias, autorizaciones, gestiones en instituciones estatales y municipales, empresas eléctricas, gastos de licitación y contratación entre otros, programando oportunamente los desembolsos derivados de ellos.
Para la programación, control y supervisión de las obras debe programarse todas las actividades utilizando el Software de Microsoft Project.
o Dentro del periodo de responsabilidad, previsto en el Art. N° 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, el Consultor, a Solicitud de SEDAPAL, estará obligado a actualizar el Presupuesto Referencial, de acuerdo al periodo de vigencia que debe presentar el valor referencial y otros documentos requeridos (Precios de Recursos, Análisis de Partidas, Presupuestos, Cronogramas, Formulas Polinómicas, Cotizaciones) para el proceso de convocatoria de la obra, debiendo, asimismo validar el presupuesto referencial actualizado.
O A"'··~
Gere cla de Ser~~\cios
E uipo 1eemeo /
Cenj~o
~·'~
0 Arfi)·
¡ ("'
'cíe
ce.tto
C.~et~c\os~'
Dentro de las obligaciones emergentes al Proyecto y Proceso de Convocatoria, el Consultor está obligado a absolver las consultas que se presenten durante el proceso de selección. Asimismo, el Consultor está obligado a absolver las Consultas que SEDAPAL le solicite durante el periodo de ejecución de la obra.
Dentro de los costos de obras se deben considerar el alquiler de una cámara filmadora de video, a fin de que se registre (antes y después de la obra) el estado de todas las calles, avenidas y pasajes donde se desarrollen las obras, teniendo especial cuidado de que se visualice el estado actual de los pavimentos, veredas, jardines y sardineles, o existan otro tipo de obras o escombros en la zona, a fin de evitar reclamos posteriores por los clientes. Esta disposición debe considerarse en el expediente técnico de obra.
J.- PROGRAMACIÓN DE OBRAS
Para la programación, control y supervisión de las obras deberá programarse todas las actividades utilizando el Software de Microsoft Project, presentando en el Diagrama Gantt, Pert y el Calendario, las secuencias y tiempo máximo y mínimo por actividad. Deberán preverse adecuadamente el suministro oportuno de todos los materiales puestos en obra.
Deberá programarse adecuadamente los trámites necesarios correspondientes al otorgamiento
de licencias, autorizaciones, derechos de uso, gestiones en Instituciones Estatales y Municipal
programando oportunamente los desembolsos derivados de ellos.
K.- PLANOS DE DISEÑO DEFINITIVO
Los Planos de Diseño en general deberán elaborarse a las escalas reglamentarias, plateados en papel cansan y bond tamaño A-1 y tamaño A-3 con membrete tipo SEDAPAL, debidamente firmadas y selladas por el Director del Proyecto y Especialistas responsables.
relación de planos es la siguiente:
Plano General Clave de ubicación de todas las estructuras del Proyecto a escala 1/10,000 con referencia a calles o puntos notables.
Plano de ubicación con coordenadas UTM, tamaños A-3.
Planos Catastro Urbano del Área del proyecto.
Planos de redes de agua potable en planta, con indicación de las curvas de niveles, empalmes, interferencias, y otros en escala 1/500.
Planos de conexiones de agua potable y otros en escala 1/500.
Plano de detalle de conexiones domiciliarias, detalle típico de válvulas y cámaras.
Planos de redes de agua potable con indicación de rasantes de vías, diámetros, longitudes, cruces calles y servicios existentes y/o proyectados, en escala: H =1:500 V =1:50.
Secciones longitudinales de vías a escalas adecuadas, con indicación de las instalaciones existentes y proyectadas.
Planos de detalles de arquitectura y estructuras a escala 1/100, 1/50, 1/25 y 1/10, según sea el caso, para los empalmes.
Planos General de duetos y cámaras Telefónicas o instalaciones que fueran necesarias
especificar a escala 1/5000. Los planos deben numerarse correlativamente indicando la totalidad de los mismos, con indicación del número de la licitación.
Los planos deberán dibujarse en el Software de dibujo AutoCAD 2011.
l.- MANUAl DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Este manual deberá contener las recomendaciones técnicas para asegurar la correcta operación y mantenimiento de los equipos e instalaciones de acuerdo a la concepción del diseño.
El manual de operación y mantenimiento deberá ser descrito literalmente e incluirá esquemas o gráficos que expliquen claramente las formas de operar y dar mantenimiento a los equipos y demás instalaciones en las condiciones normales, y críticas (mínimas y máximas condiciones); debiendo incluir como mínimo la siguiente información:
a. Manual de Operación:
Descripción de los elementos y estructuras que conforman el sistema, incluyendo:
Fichas técnicas de los elementos y estructuras.
Condiciones de diseño de la operación de los elementos y estructuras.
Procedimiento de Operación en Condiciones normales.
Procedimiento de Operación en Condiciones críticas:
Perfil y dimensionamiento del Personal a Cargo de la Operación de los Sistemas Implementados.
b. Manual de Mantenimiento:
Desarrollo de un Plan de Mantenimiento Productivo Total (TPM)
del sistema implementado
Identificación de los Objetos Sujetos de Mantenimiento (OSM).
Definición de Indicadores de Eficiencia del Sistema.
Indicadores de Mantenibilidad.
Indicadores de Disponibilidad.
Desarrollo del Programa de Mantenimiento Autónomo.
Desarrollo del Programa de Mantenimiento Preventivo.
Desarrollo del Programa de Mantenimiento Predictivo.
Perfil y dimensionamiento del Personal a Cargo del mantenimiento de los Sistemas Implementados.
9.- PRESENTACIÓN DEl ESTUDIO DEFINITIVO
La presentación del Estudio Definitivo será de la siguiente forma:
Memoria Descriptiva del Estudio Definitivo: Que deberá contener: antecedentes, ubicación y límites, clima, vías de acceso, población, tasa de crecimiento, demanda, Consumos, Población beneficiaria de redes de agua potable, cálculo hidráulico en las condiciones actuales del sistema, descripción del proyecto.
Planillas y resumen de metrados
Catálogos de materiales y equipos de ser el caso
Estudio de Impacto Ambiental (FCCA)
Estudio de Seguridad e Higiene Ocupacional
Términos de Referencia y Presupuesto para la realización del Plan de Monitoreo Arqueológico.
Estudio de Tránsito y Señalización
Cada uno de los estudios se presentarán 01 original y 01 copia, firmados y sellados en su totalidad por el Director del Estudio y por los Especialistas respectivos, el CONSULTOR deberá también entregar toda la información presentada en CD (disco compacto).
10.- DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA
Luego de obtenida la aprobación del Estudio Definitivo, el CONSULTOR procederá a la consolidación de cuatro (04) Expedientes Técnicos, uno por cada zona, el que se presentará en los plazos previstos para su revisión y aprobación por SEDAPAL.
Los cuatro (04) Expedientes Técnicos de obra (uno por cada zona) como productos entregables, son los siguientes:
(1 ).-"Cambio de redes de agua potable en Jesus María
(2).- "Cambio de redes de agua potable en Magdalena
(3).- "Cambio de redes de agua potable en Pueblo Libre
(4).- "Cambio de redes de agua potable en San Miguel
Deben contener por lo menos lo siguiente:
Memoria Descriptiva de las Obras a Ejecutar (antecedentes, ubicación, descripción
relación de planos, sistema de contratación,
modalidad de ejecución, valor referencial, Fecha del Valor Referencial, Plazo de
ejecución de la obra y diseño hidráulico).
Valor Referencial.
Planillas y Resumen de Metrados.
Formato de Metrado Base.
Fórmula (s) Polinómica (s) de reajuste.
Relación de insumas.
Desagregado de Gastos Generales.
Cronograma General de Actividades.
Cronograma de ejecución (Diagramas PERT y GANTI)
Especificaciones Técnicas propias de la Obra.
Estudio de Impacto Ambiental (FCCA).
Plan de Seguridad y Salud Ocupacional.
Estudio Topográfico.
• Penalidades-GPOPR054
• Protocolo de pruebas-GPOF0021
• Relación de Inst-GPOF0042
• Manejo de residuos-MAMF0101
• Metrados y formas de pago-GPOET001
• Repos-pavimentos-GPOET002
• Seguridad e higiene-GPOET004
• Normas técnicas-GPODA004
• Estudio de Tránsito y Señalización
Planos de Ejecución de Obras (Plano de ubicación con coordenadas UTM en tamaño A-
1, de planta, conexiones domiciliarias y perfiles longitudinales).
Los Estudios serán desarrollados en los programas de Word versión 2003, Excel versión 2003 para Windows XP, Microsoft Project versión 2003 y los planos digitalizados en AutoCAD 2011.
Toda labor descrita se traducirá con suficiencia en los planos de obra del proyecto y deberán ceñirse a las Especificaciones Técnicas de SEDAPAL, a los documentos que conforman las Bases del presente proceso, al Reglamento de Elaboración de Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado para Habilitaciones Urbanas de Lima Metropolitana y Callao - SEDAPAL y al Reglamento Nacional de Edificaciones.
En cualquier etapa del desarrollo del proyecto, su revisión puede dar a lugar a observaciones, que necesariamente deben ser absueltas por el CONSULTOR, no procediendo reclamo alguno por concepto de pago pendientes, en tanto no se absuelva apropiadamente dichas observaciones.
El CONSULTOR será responsable de los errores, omisiones, defectos o fallas en el expediente técnico que den lugar al pago de presupuestos adicionales no contemplados en el proyecto definitivo, por lo que queda entendido que la revisión y aprobación del expediente técnico por parte de SEDAPAL no lo exime de su responsabilidad.
En consecuencia corresponderá al CONSULTOR el absolver oportunamente todas las consultas, que tengan relación con el estudio que se contrata.
11.- INICIO DE !PLAZO Y DURACION DEL SERVICIO
El plazo efectivo de duración del servicio de consultoría de obra aplicable al CONSULTOR, será de ciento ochenta días (180) días calendario.
Este plazo incluye los tiempos para absolución de consultas y observaciones que se generen con la Inspección y la Evaluación de los Estudios Definitivos.
El inicio de plazo del servicio de consultoría de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que el Equipo Técnico Centro haga de conocimiento al Consultor la designación de la Inspección del Estudio.
b) Que SEDAPAL haya hecho entrega del terreno o lugar donde se elaborarán los estudios dentro de los cinco días siguientes a la comunicación de la designación de la inspección.
12.- INFORMACION A SER PROPORCIONADA POR SEDAPAL
Cabe señalar que las coordinaciones con SEDAPAL serán con profesionales de las áreas operativas, técnicas y comerciales de la zona:
Equipo Técnico Centro
Equipo Operación y Mantenimiento Redes Breña
Equipo Gestión Ambiental
Equipo Comercial Breña
Equipo Redes Primarias (de ser el caso).
13.- INFORMES DE DESARROLLO DEL ESTUDIO
Cuando se haya realizado el cálculo y dimensionamiento del sistema, así como definida la configuración hidráulica del nuevo sistema, el CONSULTOR deberá hacer una exposición de lo avanzado a la fecha. La exposición deberá hacerse antes de iniciar los diseños definitivos, a fin de ajustar cualquier aspecto técnico que SEDAPAL considere pertinente. No se podrá desarrollar los diseños definitivos sin antes haber explicado el sustento técnico de los planteamientos propuestos por el estudio, aspecto que es de responsabilidad del CONSULTOR. En la referida exposición se deberá contar con la participación de los siguientes Equipos de SEDAPAL:
/ Equipo Técnico Centro
/ Equipo Operación y Mantenimiento Redes Breña
/ Equipo Redes Primarias (de ser el caso).
Los Informes se presentarán de la siguiente manera:
Corresponde al desarrollo del Estudio Definitivo se presentará a la Inspección a los sesenta (60) días naturales de iniciado el estudio.
este Informe se presentaran culminados los siguientes estudios:
Levantamiento de redes existentes
Como informes parciales:
Avance del Diseño Hidráulico al SO%
Informe de Impacto Ambiental (FCCA) Estudio de Seguridad e Higiene Ocupacional
Como parte del Primer Informe, el CONSULTOR presentará los cargos que acrediten la presentación de la FCCA en el EGAm.
Corresponde a la entrega final del Estudio Definitivo se presentará a la Inspección a los ciento
veinte (120) días naturales de iniciado el estudio. En este Informe se presentará culminado el
Estudio Definitivo, se presentara conforme a lo especificado en Ítem 9.
Memoria Descriptiva del Estudio Definitivo
Como parte del Segundo Informe, el CONSULTOR presentará la FCCA de acuerdo a lo establecido en el MAMF0127 Formulario de Ficha de Cumplimiento de Compromiso Ambiental con la conformidad del EGAm.
Corresponde a la entrega del Informe Final de los cuatro (04) Expedientes Técnicos (productos entregables), se presentarán a los ciento ochenta días (180) días naturales de iniciado el estudio. En este Informe se presentarán los cuatro (04) Expedientes Técnicos para la Ejecución
de Obras que comprende la entrega de los estudios mencionados en el Ítem 10.
14.- SUPERVISIÓN Y CONTROl DEL PROYECTO
avance a través de personal designado para dicha labor a fin de verificar que se cumplan con los alcances del servicio mencionado en las presentes Bases.
15.- PRESENTACION DE LOS INFORMES
El CONSULTOR presentará el informe de acuerdo a la siguiente forma:
15.1 DOCUMENTOS IMPRESOS
Cada uno de los profesionales, integrantes de la Propuesta Técnica del CONSULTOR, deberán suscribir y sellar las páginas de los informes impresos del Estudio según función/especialidad (Director y los especialistas según corresponda), no pudiendo reemplazarse, en ningún caso, sus firmas y sellos por la firma y sello del representante legal del CONSULTOR. El incumplimiento dará lugar al retraso del trámite del pago correspondiente bajo responsabilidad del CONSULTOR.
Para tal fin, el CONSULTOR deberá confeccionar sellos para el Director del Estudio y Especialistas, en los que se debe indicar la razón social del CONSULTOR y el cargo del profesional en el desarrollo del estudio (Director, cada especialidad) y su N° de Registro en el Colegio Profesional respectivo.
Para la absolución de observaciones al informe emitida por el inspector, el CONSULTOR siempre deberá presentar una nueva versión completa del mencionado informe con las observaciones subsanadas (salvo a criterio del Inspector, el número reducido de páginas a agregar o reemplazar, permita insertarlas o sustituirlas, debiendo reemplazar obligatoriamente la carátula con el número de versión que corresponda y fecha actualizada) siguiendo el procedimiento indicado para presentación de informes.
15.2. DOCUMENTOS EN MEDIOS MAGNÉTICOS
Cuando los Informes son aprobados por la Inspección, el CONSULTOR debe presentar adjunto al Informe aprobado, un juego de CDs no regrabables, debidamente rotulado (nombre, N° de versión y fecha actualizada).
El juego de CDs debe contener toda la información impresa sin excepción, debiendo adjuntar los archivos magnéticos en Word, Excel, AutoCAD, MS Project, etc., no aceptándose archivos grabados en Adobe Reader.
Para que sea procedente el inicio del trámite para los pagos correspondientes, es indispensable la presentación de los documentos impresos, así como en medio magnético, con las características indicadas.
16.- DE LA REVISION DE LOS INFORMES Y ABSOLUCIONES DE OBSERVACIONES
El CONSULTOR presentará todos los Informes y las observaciones subsanadas en Mesa de Partes de la Entidad y comunicará a la Inspección para su seguimiento y control.
Para efectos del cómputo de plazos, se considerará la fecha de presentación a la Entidad, en concordancia al "Cronograma de Presentación y Aprobación de Tareas". Asimismo la Inspección presentará las observaciones, aprobaciones y/o cualquier documento directamente al CONSULTOR.
El periodo para elevar las observaciones que se formulan a los Informes presentados por el CONSULTOR, como resultado de la revisión de éstos por la Inspección, no conlleva en ningún caso, reconocimiento de ampliación de plazo.
CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE TAREAS
(180 DÍAS CALENDARIOS)
"íf
,e:~~ .s·i·
\lltN>.¡¡'H .
· 11~~··.
, , AJ'':~'~~
····¡l!.
!.··
6(li.:
;¡i,
;;u¡
>li .:.~~
·< 1 •
1 N003
60ifi
La duración total de elaboración del estudio definitivo y expediente técnico será de ciento ochenta (180) días.
A continuación se muestran los plazos límites en la entrega yjo devolución de Informes:
1) Los plazos están establecidos en días calendario.
2) El plazo de duración es de 180 días calendario, el cual considera todos los recursos necesarios para dar total cumplimiento al servicio correctamente.
Los días de revisión y observaciones del Inspector y de levantamiento de observaciones por parte del Consultor del primer, segundo y tercer informe, es de 8 y 8 días calendario respectivamente y no se contabilizan dentro del plazo, debiendo realizarse en forma paralela con la siguiente tarea.
17.- TABLA DE PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAl
La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención del servicio requerido y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los Artículos 165° y 168° del Reglamento, respectivamente.
De acuerdo con los Artículos 48° de la Ley y 166° del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el Artículo 165° del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.
ANEXO 01: TABLA DE PENALIDADES- ACTIVIDAD DESARROllO DE ESTUDIOS
porpí~y
+··0.40
w··
~Ror~c~í~
oi;ijrre~;~ei~···
·····;.:
~~~·\~f~;~·
;i•
~~~urr~ncia
Por ocurrencia
El P(;;!rSonal profesional del Cón~l.lltor.no 9Siste a las
reuni()l)es convocaQ~s POF S.EDAPAL .y (:()~firfJ)ad~s
rel Consul.tor: .
17.1 Aplicación
de Penalidad
Estudios (Perfil,
17.1.1 El Inspector de Estudio al detectar el incumplimiento de las obligaciones señaladas en:
Anexo 01: Tabla de Penalidades - Contrato de Consultoría, remite una carta de preaviso al consultor estableciéndole un plazo para la subsanación de la infracción. En los casos de infracciones reincidentes pasa directamente al numeral17.1.3.
17.1.2 El consultor revisa el caso notificado y
procede a subsanarlo en el plazo establecido,
de no hacerlo, pasa al siguiente numeral.
17.1.3 El Inspector de Estudio, procede a calcular la penalidad según la Tabla establecida en el Anexo 01 o Anexo 02, según corresponda, sobre la base de la Unidad Impositiva Tributaria, por día, persona u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto máximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento ( 10%) del monto del contrato vigente, caso contrario pasara al numeral17.1.7.
17.1.4 El Inspector de Estudio mediante carta comunica al consultor la aplicación de la penalidad, la cual deberá ser aplicada en la siguiente valorización o en la valorización final según corresponda.
elabora y remite a su Jefatura la valorización con la aplicación
de la penalidad.
17.1.6 El Jefe de Equipo a cargo del Proyecto aprueba y coordina se procese la valorización
en la que se aplica la penalidad.
17.1.5 El Inspector de Estudio
/.)"9
E ipo Técnlco
17.1.7 En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto máximo admisible, el Inspector de Estudio propone al Jefe de Equipo a cargo del proyecto inicie la Resolución del Contrato de consultoría.
17.1.8 El Jefe de Equipo a cargo del Proyecto evalúa la conveniencia de proceder con la Resolución del Contrato de Consultoría, en caso proceda, aplica el procedimiento GPOPR019 Resolución de Contrato de Consultoría.
18.- FORMA DE PAGO
Los pagos al CONSULTOR se efectuarán mediante valorizaciones, de la forma siguiente:
1ra Valorización
2da Valorización
3ra Valorización
30 % del monto contractual, al obtener la aprobación del Primer Informe (Estudio Definitivo). 30% del monto contractual, al obtener la aprobación del Segundo Informe (Estudio Definitivo).
40% del monto contractual, al obtener la Aprobación del Tercer Informe y la Aprobación de los Estudios Definitivos y Expedientes Técnicos (como productos entregables; cuatro (04) Expedientes Técnicos de obra, uno por cada zona de estudio:
(1 ).-Cambio de redes
(2).-Cambio de redes de agua potable en Magdalena (3).-Cambio de redes de agua potable en Pueblo Libre (4).-Cambio de redes de agua potable en San Miguel, todas con Resolución de Gerencia de Servicios Centro.
de agua potable en Jesús María
La conformidad se otorgará en un plazo que no excederá de los diez (10) días de prestado el servicio.
19.- CALENDARIOS DE VALORIZACIONES
Las Valorizaciones se realizarán de acuerdo a la aprobación de los informes el cual debe estar acorde al Cronograma de Actividades Valorizado del Estudio y a la presentación y aprobación por la Inspección del Informe correspondiente (última versión impresa y en CD).
20.- RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR
El CONSULTOR asumirá la responsabilidad total de los servicios profesionales prestados
para la elaboración del Proyectos . El CONSULTOR se obliga a absolver las observaciones que formule la Inspección .
La revisión de los documentos y planos por parte de la Inspección, durante la elaboración del estudio, no exime al CONSULTOR de la responsabilidad que le cabe en su condición de tal.
21.- CONCLUSIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO Y ACUERDO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
años, contados a partir de la aprobación del estudio definitivo y expediente técnico, a quedar a disposición de SEDAPAL para cualquier aclaración relacionada con el estudio.
22.- RECURSOS HUMANOS
01 Jefe del Proyecto o Director del Estudio: Ingeniero Sanitario o civil, profesional
debe contar con
como Jefe o
Director o
Responsable de Estudios Definitivos y/o Expedientes Técnicos para proyectos similares .
01 Ingeniero Especialista en Elaboración de Proyectos de Obras Secundarias
de Agua Potable: Ingeniero Sanitario, profesional colegiado, debe contar con experiencia de doce (12) meses como Ing. Especialista en elaboración de estudios definitivos y/o expedientes técnicos para proyectos similares.
programación: Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánica de Fluidos, profesional colegiado, debe contar con experiencia de doce (12) meses como Ing. Especialista en Costos, Presupuestos, Valorizaciones y programación de Obras, en la elaboración de estudios definitivos y/o expedientes técnicos de proyectos similares .
01 Especialista en Estudio de Mecánica de Suelos: Ingeniero Civil o Geólogo,
profesional colegiado, debe contar con experiencia de seis (06) meses como Ing. Especialista en estudio de suelos, en la elaboración de estudios definitivos y/o expedientes técnicos de proyectos similares.
01 Profesional Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional, profesional
colegiado, Ingeniero en Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Civil debiendo acreditar éste último estudios de post grado de especialización en la materia, debe contar con experiencia de seis (06) meses como Ing. Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional de Obras, en la elaboración de estudios definitivos y/o expedientes técnicos de proyectos en general.
./ 01 Especialista en Tránsito: Ingeniero, profesional colegiado, Especialista en transporte o tránsito, debe contar con experiencia de seis (06) meses en la elaboración de Estudios de Tránsito yjo tráfico (Impacto Vial) para proyectos en general.
Ingeniero Sanitario o Ambiental,
profesional colegiado, Especialista en Impacto Ambiental registrado en la autoridad
ambiental del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, debe contar con experiencia de seis (06) meses en la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental para proyectos similares.
01 Especialista en Información Cartográfica: Ingeniero Geográfico o Geógrafo,
profesional colegiado, Especialista en el manejo de Geodatabase ArcGis y uso de GPS, debe contar con experiencia de seis (06) meses en la elaboración de proyectos similares .
01 licenciado en Arqueología, profesional colegiado, debe contar con experiencia de seis (06) meses en la elaboración y/o implementación de Plan de Monitoreo Arqueológico. Debe estar inscrito en el Registro Nacional de Arqueólogos del Ministerio de Cultura.
la colegiatura y habilidad de los profesionales se requerirá para el inicio d :.t
su participación efectiva en la ejecución del contrato.
-~A~
<("' '
Durante la ejecución contractual del presente servicio, el cambio de persa· ~? ,_·. de{; Prv\c· 10 :~
técnica, pudiéndose reemplazar al personal solo por ca. u.~
por iguales o superiores características al ofertado en la propue eaeren~.l,e1 1 u'c;
./o .
~tJJ;·'d· ostradas E.q1f
6Técnico
/~{f .
··.-:,~.renC\:-:üt )
erv1C\\)s
.'ent\'>''
---·<;-:P
atribuibles al consultor, es decir por caso fortuito o fuerza mayor. La sustitución del personal solo procederá previa autorización escrita del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello dentro de los ocho (08) días hábiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad.
Personal Técnico de apoyo:
Técnico de metrado y presupuestos
Ayudantes de Topógrafo
Dibujante AUTO CAD - GIS
23.- RECURSOS FÍSICOS MÍNIMOS
01 Oficina, la Empresa Consultora desarrollará sus actividades en sus oficinas que para este fin se establezca, debiendo contar con mobiliario adecuado, ambiente propicio y teléfono fijo incluido telefax, internet, un correo electrónico que permanezca activo desde el inicio hasta la culminación de los Proyectos; así como equipo de comunicación móvil.
./ 02 Equipos de Cómputo con programas en WINDOWS XP como WORD 2003, Excel 2003, MS PROJECT 2003 y AutoCAD 2011.
01 Equipos de Impresión (01 láser b/n y 01 láser a color) .
Disponibilidad de contar con equipo topográfico Estación Total.
01 Vehículo para traslado de personal a las zonas de trabajo.
24.- DEFINICIÓN DE PROYECTOS SIMILARES:
Son todos aquellos estudios definitivos yjo expedientes técnicos de proyectos de obras generales y/o secundarias ejecutadas por el postor, de naturaleza semejante a la que se desea contratar, que incluyan uno de los siguientes componentes referidos al saneamiento:
a. Sistema de producción que comprende: Conducción de agua cruda, conducción de agua tratada, líneas de impulsión, líneas de aducción.
b. Sistema de distribución que comprende: Redes de distribución y dispositivos de entrega al usuario, conexiones domiciliarias inclusive la medición.
a. Sistema de recolección, que comprende: Colectores primarios, Colectores secundarios, Conexiones domiciliarias, líneas de impulsión.
Se excluye lo siguiente:
a. Piletas públicas, unidad sanitaria u otros.
b. Sistema de recolección y disposición de aguas de lluvias.
c. Servicio de Disposición Sanitaria de Excretas Sistema de letrinas y fosas sépticas.
d. Recolección de residuos sólidos.
1--------------------------1 Aprobado :
FIC:H~Ql; ~U~.I'IJ:~I···
·· · coMPROMJso•'4M.
~:~~~a
MAMF0127
C-SGI
Proyecto: Anotar la denominación del proyecto.
o Titular(es)
propietario(s):
Anotar el
nombre de la Institución que
financia el Proyecto; la Unidad Formuladora; Ejecutora y Evaluadora (de ser el caso). Fecha: Anotar la fecha de elaboración.
1.1 Justificación del proyecto.
1.2 N° de código SNIP (de ser el caso).
2.1 Región
2.2 Departamento
2.3 Provincia
2.4 Distrito
2.5 Localidad
3. Información General del Proyecto
3.1 Descripción de los componentes del proyecto.
3.2 Cuadro de programación de las obras a realizar.
3.3 Duración de la ejecución de las obras del proyecto.
3.4 Costo total de ejecución y de operación y mantenimiento del proyecto.
4. Condiciones Ambientales y Sociales
4.1 Características de la zona de emplazamiento del proyecto (flora, fauna, cuerpos de agua, etc.).
4.2 Zonificación correspondiente al espacio (urbano o rural).
4.3 Actividades económicas de la zona del Proyecto.
4.4 Población Beneficiaria.
4.5 Acuerdos que se haya suscrito con la población.
S. Medidas de prevención y de control (etapa de construcción y operación)
Costos de las medidas de mitigación (S/.)
Mitigación 1
Adjuntar Planos generales de los componentes del proyecto a escala visible (se recomienda que los trazos deben estar de diferentes colores). Anexo N° 01
Especificaciones en los Estudios Pre Inversión-Inversión, elaboración de expedientes y ejecución de Obras
Cartografía a Entregar por EL CONSULTOR:
La información cartográfica deberá cumplir con los siguientes parámetros:
Unidades de Medida.- Se utilizará como unidad de medida el Sistema
Métrico Internacional
(SI) .
Exactitud.- Para este caso se usara la exactitud posicional Submétrica ( < 1
Zonas.- La zona 18 Sur es la que corresponde al departamento de Lima, por
metro) con equipos GPS diferencial. Precisión.- La precisión está referida como el nivel de definición o decimales
que hemos conseguido plasmar de la realidad. Para este caso usaremos 16 dígitos (doble precisión) cuando se utilice los formatos GIS. Sistema de Coordenadas Universal Transversal Mercator (UTM).- Datum de
referencia WGS84 (Word Geodesyc System 1984- Sistema Geodésico Mundial de 1984).
lo que toda información Cartográfica que se genera para la empresa deberá estar en esta zona . Escala.- Las escalas serán usadas de acuerdo a los niveles de detalle de cada estudio desde el perfil a los estudios de factibilidad.
e Control Terrestre.- El consultor deberá utilizar como punto de control terrestre la Estación GNSS-SEDAPAL ubicado en el edificio principal de la Atarjea como apoyo para los nuevos levantamientos topográficos que ellos realizaran.
A partir de la Cartografía base Catastral (manzanas y vías) existentes en el Repositorio Único, SEDAPAL generará una réplica, únicamente del Área de Influencia del Estudio, Proyecto u Obra, con parte de la cartografía existente, en formato Personal Geodatabase (ArcGis 10.1), con el objetivo de tomar como base en el Estudio, Proyecto u Obra. El mismo proceso se llevara a cabo con la Red de Agua Potable y la Red de Alcantarillado para el Área de Influencia del Proyecto.
EL CONSULTOR debe proporcionar a SEDAPAL la cartografía (manzanas, lotes y Vías, conexiones de agua y alcantarillado) definitiva en formato Personal GeoDataBase (ArcGis 10.1), tanto a nivel de Cartografía Base Catastral como de redes de agua y alcantarillado.
EL CONSULTOR deberá proveer de un listado (base de datos, formatos dbf4) con los nuevos clientes que deben darse de alta durante la fase de Recepción de Obra.
SEDAPAL entregara el modelo de datos de la cartografía (base, redes agua y alcantarillado) en estructura personal Geodatabase (ArcGis 10.1) al inicio del servicio, estudio u obra para que el CONTRATISTA entregue el producto final en esa misma estructura.
1-------------------------1 Revisión
lr---::cN-:-:O:-::R-:-::Mc::-A-:-:l-=Iz-::::::-A-:-:C:-:-:I:--,.0-::cN:-:D-:-:E=-LA:-:-I-N""'F,-,.0:-:R:-::-M,--A
· .CARTOGRÁFICA;
,C=I
,.O,
,N-----.I
:¡;;
GPOETOOS
OBJETIVO La presente Especilkación Técnica referida a la elaboración y presentación de la Información Cartográfica referido a los proyectos de agua potable y alcantarillado a desarrollarse en la zona urbana de lima t-tetropolrtana y el Callao, tiene como objetivo describir un conJunto de políticas, procedimientos especificaciones técnicas a seguir para estandarizar la estructura de infom1ación elaborados por empresa de terceros.
la finalidad de esta Técnica es establecer los Uneamientos básicos para el control del proceso de elaboración 1 entrega y procesamiento de la información cartográfica B.:lse y de Redes de A9ua Potable y Alcantaríllado, dentro del ámbito de SEDAPAL.
Son responsables de la aplicación del presente Especificación Técnica la Gerencia de Proyectos y Obras 1 Gerencia Comercial y Gerencias de Servicios Norte, Centro y Sur.
BASflEGAl
Estatuto de SEDAPAL
f•1odifícado en seción del Directorio Nc 011·2001 del2001.ll4.20 Acuerdo N" 037·011·2001 y
por la Junta General de Accionistas en reumón realizada el 2001.08.30 mediante Acuerdo N"
Reglamento de elaboración de proyectos de Agua Potable y Alcantarillado
habilítaciones urbanas de Uma Hetropolitana y CaRao. Aprobado con Resolución de Gerencia General N° 0501-2010-GG del 21 junio 2010
5!STEI•1A DE REFERENCIA UNICO A NIVEL NAOONAL - Sistema Geodésico Oficial
conformado por la Red Geodésica Horizontal Ofkía! y la red Geodésica Vertical Oficial.
Aprobado con Resolucíón Jefatura! N° 079·2006-IGN/OAJ/DGC del 01 de marzo del 2006
lnterinstrtucional
Alcantarillado de lima (SEDAf)AL) y el Instituto Geográfico Nacional {IGN)
Oficio td" 686·2009-IGN/OAJ •
N" 1692-2009-GG·SEOAPAL del 07 de setiembre del
Resolución Jefatura! N° 086"2011-IG~/OAJ/DGC del 03 de mayo del 2011
Norma Técnic.a "Especifícadones Técnicas para la Producción de Cartográfica. Escala
del 10 de mayo del 2011
5.1 Parametros de la Información Cartografka
La informadón cartografíca debera cumplir con los siguientes parámetros:
;.•~
Unídades de Medida
como unidad de medida el Sístema f•létrico Internacional (SI).
Para este caso se usará la e.x<Ktl'tud posiciona! submetrica
1 metro) con equipos Gf>
referida como e! nivel de definición o dedmales que hemos conseguid,
plasmar de la realidad. Para este caso usaremos 16 dígítos (doble precisión) cuando s los formatos CAD o GIS
d) Sistema
Coordenadas Universal Transversal Nercator (UTf·1)
Datum de referencia WGSS4 (World Geodesyc System 1984 - Sistema Geo·dé:sic
r·tundial de
al departamento de Uma, por lo que tod
ínformadón cartográfica que se genera para la empresa deberá estar en esta zona.
f) Escala
perfil a los estudios de factibilidad. Las varíaran de escalas pequeñas como y 1/5000 a escalas grande
serán usadas de acuerdo a los ni\le!es de detalle de cada estudio desde t
como 1/2000, 1/1000 y l/500.
PREINVERS!ON:
INVERSION: 1/500 a
1/1000 a 1/5000
g) Control Terrestre
El consultor ubicado en el topográficos que
como punto de control terrestre la Estación GNSS-SEDAPA pliradpal la Atarjea como apoyo para los nuevos levantamiento
5.2 fuentes de informadon cartografica
la ínformadón generada o recopílada de cualquiera de las fuentes de informaciÓi
primaría o secundaría
a los parámetros en parrafos anteliores.
que ser validada por el consultor yfo contratista de acuer~
PRINGPAlES FUENTES OE INFORMACIÓN CARTOGRAFICA
Datos de GPS (Vectorial)
Documentos (censos,
Imágenes Sateiitaies
Documeotos de Archivo r'1apas e imágenes de archivo
i Ustas de Coordenadas
Planos'"
6 OESCRIPCION Ofl REQUERIMIENTO Of INFORMACIÓN CARTOGRAFICA
6.1 Cartografía Planimétrica Base
SEDAPA.l utiliza el t•1odelo Catastral del para la base paanimetria.
SICAT (Sistema de Información
Catastral) con1<
la empresas corlsu!itoras/con¡tratist.ass deberán elaborar ~' presentar la cartografía de lotes manzanas localidades, conexiones cumpliendo con lo establecido en el Nodelo Catastra del S!CAT.
6.2 Descripción del Modelo Catastral del SICAT
El SICAT, es un sistema de ínformacíón georeferencíado para la gestión del catastro de dientes predios y conexiones domiciliarias de agua potable.
El SICAT fue diseñado en función de la base de datos de! Sistema Comercíal OPEI'l, a la cual s1
de naturaleza geográfica con determinados rasgos geométrico En el modelo de datos SICAT, se establece una correspondend; para poder dar soporte a un sistema de información geo
han incorporado
El modelo catastral del SKAT ha sido integrado al sistema comercial OPEN, con la finalidad d~ enlazar en tiempo real las bases de datos de ambos sistemas.
SEO>AP.AL
manzana, lote, localidad y conexión está re!adonada a la base d1
Para mantener enlazado el SICAT con e! sistema comeraal OPEN se ha establecido incorpora un dato de enlace entre ambos. Esto converge en lote Predlal Municipal (SICAT) y en él pued, encontrarse una o más Fincas (OPEN)
entre ambos sistemas, primero debería ubicarse y asignarse e postenom1en:te el "Número de Identificación de la Finca (NIF}".
CATASTRO COMERCIAL
Un proceso de catastro constituye un inventario de informacíón territorial con un elevado níve de y en conseruenda debe ser fomlado, revisado y mantenido en form; permanente.
El catastro comercial es ea ordenado, secuencial y dasdkado de datos catastrales~ permite la identificación de los dientes reales, factibles y potencíales 1 así como la localiza< geográfica del predio y la conexión.
CRITERIOS Y CONCEPTOS PRINOPAlES
Distrito: Utiliza la codificación empleada para identificar cada uno de los distritos « conforman la ciudad de lima y la Provincia Constitucíonal del Callao.
• Representan los
viales existentes. Su identificador es único a niveJ de distrito. área continua de terreno delitnitada por vías o
lde:ntí'fica a cada lote o propiedad en que se divide una mamana.
" Frente: Identifica ea lado o vereda de una manzana. cada manzana dispone de tan frentes como vías lo rodeen. Secuencia: Es el orden existente desde la limitación del lote de referencia (lado derechc eJ punto donde se la conexión eJ medidor.
CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE GESTION CATASTRAL
El f·~odelo de Gestión Catastral utilizado por el

References: artículo 3
 Resolución 

Resolución 
 Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Artículo 165
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 

Resolución