Source: https://www.scribd.com/document/331211642/Metodologia-y-Plan-de-Cargas
Timestamp: 2018-10-19 21:06:43+00:00

Document:
Uploaded by Luis Carlos Chavez Benavides
Modelo de metodología y plan de cargas para un concurso de méritos para interventoría de estudios y diseños para proyectos viales.
EIA UNICEN.ppt
122088.pdf
preciosunitarios2016.pdf
Ejercicios EM1213 02 Acciones - Soluciones.pdf
Guía Técnica de Diseño de Proyectos de Agua Potable Para Poblaciones Menores a 10.000 Habitantes
Lista.de.Precios.Unitarios.de.Referencia.2015.pdf
Modulo I - Marco Legal
Determinacion de La Accesibilidad a Los Centros de Actividad Economica de Extremadura Mediante Tecnicas Sig
2279954-tabla-de-integrales
Series de Fourier(Jinostro)
Capitulo3 Lineas Influencia
Metodología y Plan de Cargas de Trabajo
CMA-DT-SEI-103-2015
“INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO,
REHABILITACIÓN Y/O PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN GIL - SAN JOAQUIN ONZAGA - SANTA ROSITA. DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER”
METODOLÓGIA Y PLAN DE CARGAS DE TRABAJO
1 INTRODUCCIÓN............................................................................................. 2
DEFINICIÓN..................................................................................................... 2
OBJETIVO........................................................................................................ 2
FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA................................................................ 10
OTRAS FUNCIONES........................................................................................ 22
INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL........................................ 25
PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE DOCUMENTOS Y DE LAS DEMÁS
DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES Y DEDICACIÓN DEL PERSONAL CALIFICABLE ..... 28
RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ........................ 28
ALCANCE ....................................................................................................... 4
METAS .......................................................................................................... 6
METODOLOGÍA ............................................................................................. 8
Funciones administrativas............................................................................................. 12
Funciones técnicas ........................................................................................................ 14
Funciones ambientales.................................................................................................. 16
Funciones sociales ......................................................................................................... 17
Funciones jurídicas ........................................................................................................ 18
Funciones relacionadas con la gestión predial cuando el proyecto lo requiera ........... 19
Revisión del proyecto .................................................................................................... 19
Control del personal y del equipo ................................................................................. 20
Revisión y aprobación de los volúmenes, planos e informes finales ............................ 20
Liquidación del contrato de Interventoría................................................................ 20
Revisión final de los Estudios y Diseños.................................................................... 20
Control del programa de actividades ....................................................................... 21
Revisión y aprobación de las Actas Mensuales de Costos. ....................................... 21
Lista de los empleados y trabajadores del contratista ............................................. 21
Elaboración del informe final de Interventoría ........................................................ 22
EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTERVENTORÍA Y SUS RESULTADOS ........ 23
LISTADO DE INFORMACIÓN NECESARIA ....................................................... 25
PLAN DE CARGAS......................................................................................... 26
RECURSOS HUMANOS ................................................................................................... 28
RECURSOS FÍSICOS ........................................................................................................ 29
En este documento se describe de una manera ordenada, clara y objetiva la forma en que el
Interventor debe vigilar el desarrollo de la elaboración de los ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y/O PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN GIL SAN JOAQUIN - ONZAGA - SANTA ROSITA. DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER
para que los productos entregados sean verdaderamente la solución ingenieril construible más
adecuada para el mejoramiento del tramo de vía al cual se pretende recuperar los niveles de servicio
requeridos o se le cambiaran las especificaciones y dimensiones de tal manera que se consigan los
niveles de servicio requeridos.
Para efectos de este documento, se entiende el término―”Mejoramiento de Carreteras”, como el
cambio de especificaciones y dimensiones de la vía o puentes existentes; para lo cual se hace
necesaria la construcción de nuevas obras de infraestructura y mejorar la existente, permitiendo una
adecuación de la vía a los niveles de servicio requeridos por el tránsito actual y proyectado. –
“Rehabilitación de Carreteras” llevar a la vía a sus condiciones de servicio inicial sin afectar sus
especificaciones o dimensiones – “Pavimentación de Carretera” recubrir con una capa de
rodadura flexible, rígida o mixta la superficie de una carretera que se encuentre en afirmado o se
limite a material granular. – “Conexión Vial” como la unión de dos centros poblados o puntos con
una ubicación especifica mediante una carretera nueva o existente.
El objetivo principal de la Interventoría de los respectivos Estudios y Diseños es el seguimiento y control
integral al respectivo Contrato de Consultoría, que incluye pero no se limita a las actividades descritas en el
correspondiente Contrato de Estudios y de Interventoría y sus anexos y en el presente documento.
Se indica expresamente que:
- Cuando se hace referencia a Contrato de Estudios, éste incluye todos los documentos que a la fecha,
complementan, modifican, aclaran, interpretan y adicionan el respectivo Contrato de Estudios.
- El Contrato de Interventoría que se derive del presente Concurso de Méritos, es accesorio al Contrato de
Estudios antes mencionado y por lo tanto si el mismo llegare a suspenderse o terminarse por cualquiera
de las causales previstas en la Ley y/o en el contrato mismo, el Contrato de Interventoría producto del
presente Concurso de Méritos, según el caso, serán suspendido o liquidado por terminación de su objeto
sin lugar a indemnización.
- Las actividades y obligaciones del Interventor establecidas de manera general en la presente
metodología y plan de cargas deben entenderse, cumplirse y aplicarse siempre y cuando no entren en
contradicción con el respectivo Contrato de Estudios, sus adendas, otrosíes y demás documentos
según aplique. y quien contará con la autonomía para actuar y tomar decisiones en su nombre. quien a su vez contará con un equipo especializado de personal con la capacidad y experiencia mínima requerida por área de actividad. Pág. PAGA y/o los estudios de impacto ambiental EIA y/o el diagnóstico ambiental de alternativas DAA. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) o la respectiva autoridad ambiental competente. intervenciones y desempeño del Contratista en el área técnica durante la ejecución de actividades de Estudios y/o Diseños. así como durante la conclusión del contrato de Consultoría. (b) Gestión Técnica: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la medición. programas y medidas requeridas para los estudios de impacto ambiental. según apliquen al Contrato de Estudios: (a) Gestión Administrativa: Realizar los procesos y actividades para la gestión administrativa del Contrato de Estudios. Para ello el Interventor designará a un Director General. con el fin de verificar su contenido y veracidad en las respuestas dadas. Como parte de sus funciones por área de gestión el Interventor deberá cumplir con los siguientes Objetivos Específicos. quien será su representante en el Contrato. en virtud del Contrato de Estudios respectivo. según aplique a cada Contrato de Estudios. Así mismo deberá brindar un acompañamiento técnico en cualquier observación proveniente de la Entidad Contratante. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de coordinación y comunicación eficiente con estas contrapartes incluyendo la entrega y archivo de información de forma oportuna y organizada. de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicte el Ministerio de Medio Ambiente.Concurso de Méritos Abierto Metodología y Plan de Cargas de Trabajo Instituto Nacional de Vías INVIAS aplicables al mismo. la digitalización de correspondencia y documentación. de forma tal que se minimicen los efectos ambientales negativos y maximizar los positivos. Para estos efectos. evaluación y verificación de procedimientos. el INVIAS. tendientes a plantear de manera adecuada las obras. que pudieran implicar interacción con el Contratista y/o el INVIAS. entre otros. en compañía del interventor establecerán la aplicabilidad de las actividades y obligaciones que se determinen. (d) Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas en verificar la aplicación y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo Contrato de Estudios. la recepción y verificación de informes. Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT). (e) Gestión Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinación de las diferentes actividades y métodos de control. pruebas. (c) Gestión Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revisión y control del manejo financiero del Contrato de Estudios entre el Contratista y el INVÍAS incluyendo la revisión y seguimiento del manejo de recursos del anticipo del respectivo Contrato de Estudios. el Interventor será responsable de contar con el equipo de profesionales y los recursos físicos adecuados y suficientes y de realizar efectivamente los procesos y actividades necesarias que le permitan realizar un control y seguimiento integral del cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista. En todo momento durante la vigencia del Contrato. así como apoyar al INVÍAS en todos los aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo del contrato.3 .
según lo prevé el correspondiente Contrato. el alcance del objeto del Contrato de Interventoría incluye. 2 ALCANCE Para el cumplimiento. prediales. (i) Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y previsión de los principales riesgos asociados con el Contrato de Estudios. la verificación de la aplicación de la ”Ley Aplicable”. y en general. verificación. (f) Gestión Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones sociales con el fin de lograr la minimización y mitigación de los impactos sociales que genere el desarrollo del mismo.Concurso de Méritos Abierto Metodología y Plan de Cargas de Trabajo Instituto Nacional de Vías INVIAS Así mismo deberá brindar un acompañamiento técnico en cualquier observación proveniente de la Autoridad ambiental con respecto a los documentos ambientales aportados. jurídica y social de la gestión que adelanta el Contratista para la adquisición de las áreas requeridas para la ejecución del Contrato de Estudios. entre otros. quejas o inquietudes de las comunidades con respecto al manejo social de los estudios. (h) Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones relacionadas con la consecución y mantenimiento de los seguros. (b) El Interventor está autorizado para (i) impartir instrucciones y órdenes al Contratista sobre aspectos regulados en el Contrato de Estudios que sean de obligatorio cumplimiento por parte del Contratista. contables. verificando entre otros la correcta y oportuna expedición de las mismas. que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena ejecución del Proyecto. los aspectos técnicos. de los términos y condiciones establecidos en el Contrato y en todos y cada uno de los documentos que integran el Contrato de Interventoría. validez jurídica y vigencia. Incluye la verificación del cumplimiento de leyes en materia de atención al usuario. que permita prever. financieros. pólizas y garantías exigidos para el Contrato de Estudios. afro descendientes. siempre y cuando se relacione con el objeto del Contrato de Estudios. entre otras. con el fin de verificar su contenido y veracidad en las respuestas dadas. la cual deberá ser suministrada por el Contratista dentro de los 3 días hábiles Pág. ambientales. sin limitarse: (a) La revisión. sin perjuicio de las actividades específicas señaladas en el presente documento para el Contrato de Interventoría. mediante la vigilancia del cumplimiento normativo y contractual en la materia y control de la gestión predial. jurídicos y administrativos. Y (ii) exigirle la información que considere necesaria.4 . organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materialización de riesgos y minimización de impactos. análisis y la emisión de conceptos de manera permanente en relación con todos los aspectos derivados del Contrato de Estudios. al igual que las señaladas en el Contrato de Estudios. seguimiento del trámite que da el Contratista a peticiones. incluyendo. consultas previas a comunidades indígenas. (g) Gestión Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control y vigilancia técnica. sociales. por parte del Interventor.
000803. Adicionalmente. adoptado mediante resolución 07106 del 2 de diciembre de 2009. emanada del Ministerio de Transporte y sus modificaciones. Licencias ambientales y sus modificaciones. En todo caso. ampliar el plazo para la entrega de la información por parte del Contratista. contados a partir de la fecha de solicitud. El Manual de Capacidad y Niveles de Servicio para Carreteras de Dos Carriles segunda versión. El Interventor podrá. sus adiciones y otrosíes. adoptado mediante Resolución No. El Manual de Señalización Vial. todas aquellas normas técnicas vigentes que resulten aplicables. 005864. La Guía Metodológica para el Diseño de Obras de Rehabilitación de Pavimentos Asfálticos de Carreteras. las instrucciones. del 4 de marzo de 2009.Concurso de Méritos Abierto Metodología y Plan de Cargas de Trabajo Instituto Nacional de Vías INVIAS siguientes. actualizadas mediante Resoluciones Nos. El Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes. 003482. adoptado mediante resolución No 1050 de 2004. dentro de las cuales se enuncian las siguientes: El Manual de Gestión Socio ­ Ambiental y Predial de Proyectos Viales en Colombia ­ INVIAS. emanada de la Dirección General del INVIAS. adoptado mediante Resolución No. para lo cual deberá aplicar todas las normas técnicas y metodologías vigentes. del 29 de agosto de 2007. el Interventor será el responsable de revisar e informarse de todos los antecedentes referentes a los Estudios. El Manual de Diseño Geométrico para Carreteras. Para este efecto. versiones 2000 y 2002. y en general deberá aplicar todos los principios y normas de seguimiento y control comúnmente aceptados en el país que resulten aplicables a los Estudios referidos. 000744. El Manual de Diseño de Pavimentos Asfálticos en Vías con bajos Volúmenes de Tránsito. Todas las comunicaciones y órdenes del Interventor serán expedidas o ratificadas por escrito. numeradas en forma consecutiva y con su respectivo sello de recibido. adoptado mediante Resolución No. 0003600. emanada del Ministerio de Transporte. Resolución No. del 6 de marzo de 2009. 001376 y 001375 del 26 de Mayo de 2014. (c) El Interventor no podrá exonerar al Contratista de sus obligaciones o responsabilidades. Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura del INVIAS. Pág. si este lo estableciere. del 12 de noviembre de 1998. del 20 de junio de 1996. si así lo estima conveniente. adoptado mediante Resolución No. o dentro del plazo que se encuentre establecido en el Contrato de Estudios.0000108 del 26 de enero de 2015 por la cual se actualiza el Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes y se adopta como “NORMA COLOMBIANA DE DISEÑO DE PUENTES CCP-2014 Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras. por la naturaleza de la información solicitada. el Interventor deberá tener en cuenta además de la Normatividad contemplada en el Contrato de Interventoría básico. El Manual de Diseño de Pavimentos Asfálticos en Vías con Medios y Altos Volúmenes de Tránsito. adoptada mediante Resolución No. 000743 del 4 de marzo de 2009. adoptado mediante Resolución No. órdenes y/o recomendaciones que imparta el Interventor al Contratista deberán hacerse por escrito y se ceñirán a lo establecido en el Contrato de Estudios.5 . (d) El Interventor será el representante del INVÍAS frente al respectivo Contrato de Estudios.
Concurso de Méritos Abierto Metodología y Plan de Cargas de Trabajo Instituto Nacional de Vías INVIAS El Manual de Drenaje para Carreteras. pavimentos flexibles. Manuales de inspección de obras del INVÍAS (Estructuras de drenaje. 3 METAS La interventoría dará estricto cumplimiento al Manual de Interventoría adoptado por el Instituto. exigiendo al contratista el debido cumplimiento de los compromisos y Pág. El interventor deberá realizar el control de la ejecución de las actividades del proyecto dentro del plazo establecido para ello. Adicionalmente velar por que el consultor cumpla con los requerimientos para presentación de proyectos de carreteras ante la autoridad ambiental. emanada del Ministerio de Transporte. 000024 del 7 de enero de 2011. por la cual se establece el diseño y los parámetros que debe contener las vallas y demás elementos de información de las obras y proyectos de infraestructura. las actividades administrativas. La interventoría tiene el objeto de representar al Instituto Nacional de Vías. y obras de estabilización) Norma sismo resistente 2010 NSR-10 y sus modificaciones. emanada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. técnicas y de ejecución de las Gestiones Sociales. La Resolución No. Prediales y Ambientales. por la cual se adopta la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales y se toman otras determinaciones. legales. Vivienda y Desarrollo Territorial. Cabe aclarar que se tendrán en cuenta y deberán ser implementadas las normas que sustituyan. adoptado mediante resolución N°0001049 del 11 de Abril de 2013. controlando la acción del contratista. pavimentos rígidos. emanada por el Ministerio de Ambiente. por la cual se modifica y actualiza el modelo de almacenamiento geográfico (Geodatabase) contenido en la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales adoptada mediante la Resolución 1503 del 4 de agosto de 2010.6 . reemplacen o deroguen las aquí mencionadas a la fecha de ejecución de los estudios. 0046 del 10 de enero de 2013 y Resolución No 0114 del 21 de enero de 2012. emanada de la Dirección General del Instituto. entre otros el Pliego de Condiciones.. Contrato y demás antecedentes del Contrato de Estudios objeto de la Interventoría. Ley No 1474 del 12 de julio 2011 La Resolución La Resolución No. adoptado mediante resolución No. financieras y presupuestales establecidas en el manual de interventoría de la entidad. Todos los documentos. 003000 del 5 de junio de 1998. para verificar que se cumplan las especificaciones y normas técnicas. puentes y pontones. El Manual de Diseño de Cimentaciones Superficiales y Profundas para Carreteras . Resolución 1503 del 04 de agosto de 2010. Resolución 1415 del 17 de agosto de 2012. por medio de la cual se adopta la política ambiental del Instituto Nacional de Vías.
Inversión del anticipo 6. Cumplimiento de los lineamientos Ambientales. A continuación se describen las principales metas a alcanzar por parte de la Interventoría. prediales y ambientales del proyecto 3. Revisiones periódicas 15. especificaciones y demás documentos que hacen parte del contrato. Ensayos y control de calidad 10. El interventor deberá revisar de manera permanente el avance de las actividades del proyecto y aprobar el cumplimiento de las metas en los plazos establecidos. financiero y legal del contrato 12. Estado Técnico. manual de interventoría. reclamaciones y consultas del contratista 18. propuesta. Personal y equipo del consultor 9. Recibo definitivo de los Estudios Pág. deberá efectuar reuniones técnicas de seguimiento y control. El interventor deberá solucionar de manera oportuna los problemas técnicos que se llegaran a presentar en la ejecución del proyecto. Actualización de archivo 7. las cuales figuran en el manual de Interventoría vigente: 1. llevar estricto control de los aspectos financieros del contrato de Estudios y de Interventoría y en general cumplir con todas las obligaciones establecidas en el Manual de Interventoría del Instituto vigente. pliegos.Concurso de Méritos Abierto Metodología y Plan de Cargas de Trabajo Instituto Nacional de Vías INVIAS exigencias contractuales establecidas en el contrato. Control del Estado. Sugerencias. Identificación de necesidades sociales. Informe Resumen de Estudios y Diseños. 16. Concepto sobre modificaciones 17. Ejecución de los Estudios y Diseños 2. Documentos para liquidar el contrato de Estudios e interventoría 19. Seguimiento del avance del contrato 11. Informe final 20. 4. Programa de utilización de equipo 14. calidad y cantidad del equipo disponible 8. Informe mensual 13.7 . Reunión Técnica y visita al proyecto 5.
y que las mismas cumplan con las especificaciones previstas para el contrato. prevalecerán las establecidas en el Contrato de Estudios. Estas actividades constituyen obligaciones de la Interventoría para la ejecución del Contrato y deben ser tomadas en consideración junto con aquellas establecidas en el Contrato de Estudios y sus adicionales. Manejo de los impactos socio – ambientales 24. a ser ejecutadas dentro del plazo previsto de duración del Contrato de Interventoría. De esta forma. las actividades del Contrato de Interventoría. que se realizará una vez se haya verificado por parte del Interventor la terminación de fase previa. Interventoría al mantenimiento: Contempla las actividades y procesos de la Interventoría aplicables a la verificación de todos los productos y actividades de mantenimiento. Cumplir instrucciones y demás obligaciones establecidas por el INVIAS 4 METODOLOGÍA Los procesos y actividades a ser desarrollados por la Interventoría se vinculan directamente a las fases del Contrato de Estudios. Interventoría a la ejecución de los Estudios: Contempla las actividades y procesos de la Interventoría aplicables a la verificación de todos los productos y actividades del Contratista en la Fase de la ejecución de los trabajos. En caso de existir contradicción entre las actividades presentadas a continuación y las establecidas en el Contrato de Estudios. Pág.8 . OTRAS CONSIDERACIONES: El Interventor desarrollará muchas de sus funciones en forma simultánea. según aplique. B. C. Recibo definitivo de la interventoría 23. Monitoreos Ambientales 25. Interventoría Previa ejecución de los Estudios: Contempla las actividades y procesos de la Interventoría aplicables a la verificación de todos los productos y actividades del Contratista previos al inicio de la ejecución de los estudios. y según aplique al Contrato de Estudios. Aprobación de los Estudios 22. la cual concluirá en el término del plazo contractual. se dividen en los siguientes Grupos: A.Concurso de Méritos Abierto Metodología y Plan de Cargas de Trabajo Instituto Nacional de Vías INVIAS 21.
con lo estipulado en la propuesta técnica y económica y correspondiente contrato. Pág. o la autoridad ambiental pertinente. es la revisión y vigilancia de las obligaciones a cargo del Contratista. iniciando su intervención desde el inicio del proyecto hasta la aprobación de los diseños. interventores y supervisores. La Interventoría de un contrato de Consultoría está facultada para actuar de acuerdo con lo establecido en la Ley. requerimientos de la autoridad ambiental competente y además las especificaciones de cada uno de los aspectos contenidos en el contrato. Entregar los informes.9 . Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente. actas y demás documentos dentro de los plazos establecidos y de acuerdo a lo establecido por la entidad para el trámite pertinente. Informar y conceptuar al Instituto en forma continua y periódica sobre el avance. comunidades y veedurías ciudadanas.Concurso de Méritos Abierto Metodología y Plan de Cargas de Trabajo Instituto Nacional de Vías INVIAS El enfoque sobre el cual deben girar la ejecución del Contrato de Interventoría. La Interventoría velará por que todos los documentos que se generen en desarrollo de un contrato estarán organizados de acuerdo con las normas del Archivo General de la Nación Ley 594 de 2000. problemas y soluciones presentados en el desarrollo del contrato. el Interventor seguirá los lineamientos y adoptará los formatos Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) que para la supervisión y seguimiento trace el MAVDT los cuales se podrán conseguir en la siguiente página WEB www. Permitir a la sociedad civil el conocimiento y seguimiento de la ejecución de los proyectos. sobre los principios básicos y fundamentales indicados en las normas vigentes. Armonizar la interacción del contratante y contratista para el logro general del objeto contractual que satisfaga las necesidades de la comunidad. Para la totalidad de los proyectos. los contratistas. Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales logrando que se desarrollen los contratos dentro del tiempo e inversión previstos originalmente. Asegurar la calidad de los estudios y diseños.co.gov. atenderán las peticiones de los ciudadanos.minambiente. que es la distribución y asignación de riesgos de cada obra. y con lo regulado en el Manual de Interventoría del Instituto de tal manera que garantice los servicios requeridos y los resultados esperados determinados entre otros así: Representar al Instituto para la adecuada ejecución de los contratos apoyándolo en la dirección y coordinación del mismo sin ir en contra de la misión y los valores de la entidad.
1 FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA.10 . precisos. siguiendo el procedimiento interno instituido. además de las funciones citadas y las contempladas en el Manual de Interventoría vigente. por el estricto cumplimiento de la programación de estudios. En todo caso. predial.  Deberá presentar los conceptos solicitados por la entidad como máximo dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes de la fecha de la solicitud efectuada por el INVÍAS. deberá ser aprobado por la Secretaria General Administrativa. deberá cumplirse con el Manual de Interventoría que se esté vigente en la entidad en cada momento de ejecución del contrato de Interventoría. dentro de los más estrictos parámetros éticos. contundentes y breves.  Además de estudiar el proyecto. considerando las implicaciones de este proceso en el PROGRAMA ANUAL DE CAJA PAC” de la Entidad. Cualquier cambio. y además claros.  La Interventoría deberá tomar las decisiones y asumir las responsabilidades para la buena ejecución de los estudios.  Organizar y poner al servicio del cliente y del proyecto los recursos humanos y técnicos que sean apropiados para garantizar el desarrollo del trabajo.  El estudio de la minuta del contrato y demás condiciones contractuales. cumpliendo con lo establecido en el manual de Interventoría y en el presente documento y no trasladar responsabilidades que pueda y deba asumir la Interventoría a la entidad contratante.Concurso de Méritos Abierto Metodología y Plan de Cargas de Trabajo Instituto Nacional de Vías INVIAS Los contratistas de Estudios e interventoría deberán velar. de manera especial. social. el pliego de condiciones. los formatos e instructivos y demás documentos serán elaborados con sujeción al tamaño y modelo establecido en los manuales de la entidad. lo anterior. la calidad del desarrollo del objeto del contrato. jurídico. Para el logro del cometido. en los que fije su posición respecto a cada uno de los casos que se presenten durante la ejecución del contrato de Interventoría o en los casos en que sean solicitados por la entidad. por consiguiente.. Pág. ambiental. Para el cumplimiento de las exigencias de calidad. los anexos y cualquier otro documento oficial concerniente al proyecto. financiero. Asegurar mediante una Interventoría proactiva. de calidad y de cumplimiento en alcance. la Interventoría ejercerá las siguientes funciones respecto del Proyecto a intervenir: 4. tiempo y costos.  Deberá presentar conceptos sólidos desde el punto de vista técnico. administrativo. previa solicitud. el Interventor analizará el contrato. las condiciones legales del mismo. etc.  Proveer el conocimiento especializado necesario para garantizar la identificación de las mejores soluciones acorde con las condiciones y requerimientos establecidos. marcarán las pautas para la administración general del proyecto y.
 El interventor deberá ser un eficiente. propender porque los servicios prestados tengan el mayor valor agregado posible para beneficio del proyecto. Este informe deberá incluir el concepto del Interventor sobre todos y cada uno de los asuntos cuya revisión. la cual deberá ser remitida en medio físico y magnético.  Verificar el cumplimiento por parte del contratista de estudios el cumplimiento del programa de actividades (cronograma) y cumplimiento de las metas establecidas en él.  La Interventoría además de los informes contemplados en el manual de Interventoría y en este documento. la cual deberá ser remitida semanalmente a la entidad en medio físico y magnético.  Desarrollar la actividad Consultora de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética profesional.  Preparar y presentar a la Unidad Ejecutora del INVIAS. en cualquier momento. de los siguientes: (i) el desarrollo y avance del programa de actividades (ii) los problemas presentados y las soluciones planteadas. (iii) las actividades y gestiones de la Interventoría. y en los plazos previsto. La parte general del informe contendrá el análisis de los datos del Proyecto. para lo cual podrá. elaborar y mantener actualizada una ficha técnica de los estudios e Interventoría de acuerdo con las orientaciones del INVÍAS. deberá presentar todos aquellos informes que sean requeridos por la entidad durante la ejecución del contrato y hasta el término de vigencia de la garantía de calidad de los estudios objeto de la Interventoría. gráficos u otras herramientas que permitan comprender rápidamente el estado del Proyecto. en nombre del INVIAS. responsable y leal representante del INVIAS. Por lo tanto será el encargado de realizar las mediciones respectivas de avance y de cumplimiento de actividades. Así mismo deberá anexar al Informe Mensual una ficha mensual según las orientaciones de la entidad. dentro de los cinco (05) primeros días calendario de cada mes. sin perjuicio de su obligación de colaborar para el logro de los fines de la contratación.Concurso de Méritos Abierto Metodología y Plan de Cargas de Trabajo Instituto Nacional de Vías INVIAS  Realizar las acciones necesarias para garantizar su actualización científica y tecnológica en las áreas de su competencia. (iv) la relación de temas pendientes y las causas de su no definición.  La Interventoría deberá además del informe semanal contemplado en el Manual de Interventoría. entre otros. Incorporar el nuevo conocimiento en el desarrollo del trabajo y. en general.  Ejercer una Interventoría integral sobre los estudios objeto de esta Interventoría. comprenderá una parte ejecutiva y otra de temas generales. evaluación y análisis tenga éste a su cargo. exigir al Contratista de Estudios la información que considere necesaria. (v) el avance de la Gestión Social. La parte ejecutiva contendrá indicadores de gestión presentados de forma visual. y (vi) las conclusiones y recomendaciones de la interventoría. indicando las conclusiones y recomendaciones de la Interventoría.11 . de acuerdo con lo Pág. metodológicamente. un Informe Mensual que. sin perjuicio de las demás revisiones y verificaciones que deba efectuar en cumplimiento del contrato de Interventoría. Predial y Ambiental y la implementación de las medidas respectivas.
El informe general contendrá el análisis de datos. acuerdos. archivo fotográfico y de video del proyecto.12 . control y forma de pago de los estudios y de Interventoría y proponer soluciones SUFICIENTEMENTE SOPORTADAS en las que asuma una posición clara y precisa frente al Instituto. deberá presentar el Informe Final. durante el ejercicio de la interventoría y la situación de cada una de ellas al concluir su gestión.1  Funciones administrativas Elaborar y suscribir.y el Contratista de Estudios. indicando las causas de su no solución y las recomendaciones especiales que el interventor crea convenientes para el adecuado desarrollo del mismo. precisa y suficientemente soportada fijando claramente su posición al respecto. Pág. así como en el Contrato de Estudios. Todo documento suscrito por el Interventor infiere la obligatoriedad del mismo para éste. así como las conclusiones y recomendaciones de la Interventoría. 4. archivo. gráficos u otras herramientas que permitan comprender rápidamente el estado del proyecto. informes técnicos y administrativos. carteras de campo. la parte ejecutiva contendrá indicadores de gestión presentados de forma visual. sus Apéndices. pactos y eventos que afecten el desarrollo de los trabajos. la Interventoría deberá conceptuar sobre los problemas de ejecución. El Informe Final se acompañará de una presentación en medio magnético. objeto de esta Interventoría.  Acompañar permanentemente al INVIAS en los procesos de multas y sanciones por incumplimientos que tenga que adelantar la Unidad Ejecutora al Contratista de Estudios. así como indicará una relación de temas pendientes y las causas de su no definición. Este informe deberá contener la relación de los documentos y asuntos pendientes relacionados con el proyecto.  Dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del plazo del contrato de interventoría. entre otros los de: balance general de todas las tareas y actividades del proyecto. planos. La Interventoría deberá asumir todas y cada una de las responsabilidades que le corresponden y no trasladarlas al Instituto. el cual metodológicamente comprenderá una parte ejecutiva y otra de temas generales.1.  Informar claramente al Instituto las situaciones problemáticas que se presenten o se puedan presentar durante la ejecución del contrato. los convenios. no limitándose a colocarla en el informe mensual o en alguno de sus anexos.  Acompañar permanentemente al INVIAS en los procesos por calidad de los estudios que tenga que adelantar la Unidad Ejecutora al Contratista de Estudios. otro si y Anexos.Concurso de Méritos Abierto Metodología y Plan de Cargas de Trabajo Instituto Nacional de Vías INVIAS establecido en el contrato de interventoría y en la propuesta técnica y económica correspondiente. seguimiento. clara.  Deberá hacer entrega a la Interventoría que la reemplace. y en fin toda la información con la MEMORIA TECNICA elaborada con respecto al contrato de Estudios. conjuntamente con el Instituto Nacional de Vías –INVIAS.  Cada vez que se requiera. o quien el INVIAS designe mediante acta. Para lo cual deberá tener absoluta disposición frente a los requerimientos de la entidad y conceptuar de manera oportuna.
actas.  Mantener indemne al INVIAS frente a cualquier irregularidad sobre la legalidad del software o hardware implementado y/o utilizado en su organización. indicando la respectiva justificación técnica y jurídica.  Analizar.  Llevar y mantener el archivo actualizado de la interventoría. de tal manera que se pueda constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecución del contrato de Interventoría. solicitar autorización a la Unidad Ejecutora del INVIAS. por causas imputables a la entidad. El archivo con la correspondencia enviada y recibida por los diferentes actores del proyecto al interventor deberá ser digitalizada en archivos PDF y actualizada diariamente para ser entregada al INVIAS en medio magnético junto con el informe mensual de actividades. Apéndices.Concurso de Méritos Abierto Metodología y Plan de Cargas de Trabajo Instituto Nacional de Vías INVIAS  Atender las solicitudes. no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes. oportunamente. sobre los incumplimientos registrados durante la ejecución de los estudios objeto de esta Interventoría. El Interventor dispondrá de los equipos necesarios para este efecto. en relación con los estudios objeto de esta Interventoría  Supervisar el cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad e higiene industrial.  A través del personal administrativo. propuesta. mantener actualizado el archivo del proyecto objeto de esta Interventoría. el Contratista de Estudios solicite cambios o modificaciones y si encuentra conveniente dicho cambio para los intereses del Instituto Nacional de Vías – INVIAS. contratos adicionales. Anexos. proponer y/o Incorporar las recomendaciones y expectativas de las comunidades y/o instituciones afectadas con el desarrollo del proyecto.) Pág. Cuando la naturaleza de la información exigida así lo requiera.  Revisar todos los documentos referentes a los estudios objeto de esta interventoría. otrosí. quien está obligado a suministrarla dentro de los cinco (05) Días Hábiles siguientes contados a partir de la fecha de solicitud.  Impartir instrucciones por escrito al contratista de estudios sobre asuntos de responsabilidad de éste.  Actuar oportunamente. económicas o de otra índole. el INVIAS. sugerencias y aclaraciones formuladas por el Contratista de Estudios. oficios etc. Minuta.13 .  Hacer un seguimiento a los procesos de control de calidad que aplicará el Contratista de Estudios. este plazo podrá ser ampliado. de tal suerte que el único responsable sobre éste tema es el Interventor. cuando. por razones técnicas.  Realizar un archivo digital de la totalidad de los documentos contractuales (Pliegos. de tal manera que.  Verificar el cumplimiento por parte del Contratista de Estudios de todas las obligaciones contractuales a su cargo e informar al Instituto Nacional de Vías – INVIAS.  Exigir al contratista de estudios la información que considere necesaria.
ensayos y demás verificaciones que sean necesarias para garantizar que los estudios objeto de esta Interventoría cumplan con las características técnicas exigidas.  La Interventoría deberá distribuir los recursos destinados en el contrato de estudios para este fin. Funciones técnicas La Interventoría técnica comprende.  Revisar y conceptuar sobre todo lo concerniente a requerimientos y/o observaciones realizadas por la Entidad contratante y respondida por el consultor.  Verificar que los estudios objeto de esta Interventoría.  Realizar la revisión y el cumplimiento por parte del Contratista de Estudios.  Realizar el control de ejecución de los estudios que son objeto de esta Interventoría. entre otras. de las actividades propias del contrato de estudios objeto de Interventoría. Pág. cumplan con las Normas y Especificaciones y requerir al contratista de estudios para que corrija los incumplimientos.  Realizar un acompañamiento permanente en las actividades técnicas relacionadas con los Estudios y Diseños que elabora el contratista de estudios y emitir conceptos de viabilidad o no sobre los mismos.14 .  Revisar y aprobar los estudios.1.  4.2 Cuantificar la liquidación y soportar técnica y jurídicamente las determinaciones de sanciones y multas. de conformidad con el contrato de estudios. La Interventoría no podrá ceder esta responsabilidad al Instituto. y verificar que se cumpla con las especificaciones Técnicas y requerir al Contratista de Estudios para que corrija los incumplimientos.  Verificar que los estudios objeto de esta Interventoría cumplan con el Programa de Actividades (cronograma). durante la ejecución del contrato y posteriormente de requerirse por calidad. de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Estudios.Concurso de Méritos Abierto Metodología y Plan de Cargas de Trabajo Instituto Nacional de Vías INVIAS Correspondientes al proyecto mediante el escaneo de los correspondientes documentos en formato PDF. Ya que éstos deberán alcanzar para realizar todas y cada una de las actividades necesarias en los volúmenes descritos para que se puedan completar los estudios y diseños con la calidad requerida. las siguientes actividades:  Revisar y conceptuar sobre todo lo concerniente a estudios y diseños durante la ejecución del contrato. fijando claramente su posición con base en su personal especializado y en todos los recursos de que dispone.  Realizar las pruebas.
 Cuantificar y conceptuar sobre la liquidación y determinación de (i) sanciones y (ii) las multas iii) alegaciones sobre desequilibrio económico del contrato.  Implementar un plan de aseguramiento de calidad en los procesos de Interventoría.  Rendir informes periódicos al Instituto Nacional de Vías –INVIAS. e indicar y remitir concepto al Instituto Nacional de Vías –INVIAS.con base en las pruebas. con un informe que incluya el análisis detallado de cada precio. permanentemente.  Advertir cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del Contratista de Estudios. verificaciones y cuantificaciones de los estudios que realice el contratista.  En caso de necesitarse la incorporación de nuevos ítems no contemplados en el contrato original. identificando los puntos críticos del proyecto y sugiriendo las medidas que se deben tomar para mitigar los posibles efectos negativos de los puntos críticos identificados.  Las demás que sean pertinentes para el cabal desarrollo del objeto del contrato de este proceso de selección.y adoptar procedimientos previstos en este contrato según sea el caso. Pág.  Corroborar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades del contratista sobre el contrato de estudios alcance de esta Interventoría. comunicarle esta circunstancia al Instituto Nacional de Vías – INVIAS. Cualquier inconveniente que se presente durante la ejecución del Contrato. informará sobre las cantidades de estudios por ejecutar. que asegure la adecuada documentación y archivo de los procesos de verificación y control de calidad.sobre la aplicación de multas y sanciones al Contratista de Estudios cuando esté presente incumplimiento y cuantificar el valor de las mismas. En general. con su respectiva especificación particular en caso de requerirse. vigilar y controlar que el Contratista de Estudios cumpla con sus obligaciones para el normal desarrollo y ejecución de loe estudios objeto de esta Interventoría. presentando sus recomendaciones y un balance general del contrato. quienes por tal causa incurrirán en incumplimiento grave de sus respectivas responsabilidades y se harán acreedores a las sanciones contractuales correspondientes y deberán asumir los sobrecostos y demás consecuencias que de ello se generen. de acuerdo a la Norma ISO 9001 o las que la sustituyan o complementen. justificando cada uno de los componentes del mismo. los estudios objeto de la Interventoría. y entregando su concepto acerca del análisis presentado por el Contratista.15 . en los términos previstos en el Contrato. soportando técnica y jurídicamente los conceptos dados.Concurso de Méritos Abierto Metodología y Plan de Cargas de Trabajo Instituto Nacional de Vías INVIAS  Verificar. el Contratista presentará a la Interventoría la solicitud. Igualmente. debido a una mala elaboración de los análisis de precios unitarios de ítems no previstos será responsabilidad exclusiva del Contratista y de la Interventoría. El interventor realizará y presentará su propio análisis de precios unitarios.
 Exigir al Contratista de Estudios el cumplimiento de la normatividad ambiental y los requerimientos de la Autoridad Ambiental en la presentación de los documentos ambientales.3 Funciones ambientales Tiene como objetivo fundamental.  Presentar los indicadores de gestión ambiental en cada uno de los informes requeridos. que requieran el acompañamiento.  Para el caso de proyectos licenciados. estableciendo las actividades respectivas en el respectivo Plan de Manejo Ambiental.16 . -Autoridad Nacional de Licenciamiento Ambiental. como para los Proyectos Licenciados .  Asistir. entre otras. tanto para Proyectos NO Licenciados.  Revisar y conceptuar sobre todo lo concerniente a requerimientos y/o observaciones realizadas por la Autoridad Ambiental y respondida por el consultor. durante la ejecución del contrato y posteriormente de requerirse por calidad. MADS –Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. sujetos a un Plan de Manejo Ambiental y/o en el PAGA (Plan de Adaptación de la Guía Ambiental) y/o EIA (Estudio de Impacto Ambiental) y/o DAA (Diagnóstico ambiental de alternativas) según necesidad. Las funciones ambientales comprenden.1. la Corporación Autónoma Regional con jurisdicción al proyecto).  Vigilar la elaboración de los Planes y Programas del Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA y/o Estudio de Impacto Ambiental y/o DAA. revisar y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental. tendientes a propiciar que se minimicen los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos y plantearlos en los diseños de las obras.Concurso de Méritos Abierto Metodología y Plan de Cargas de Trabajo Instituto Nacional de Vías INVIAS 4. programas y medidas. y/o el Instituto Nacional de Vías — INVIAS y demás entidades de carácter Nacional y/o Regional. de acuerdo a su rol de interventoría a las visitas de seguimiento y monitoreo ambiental programadas por la Autoridad Ambiental correspondiente (ANLA. documento y/o PAGA y/o Estudio de Impacto Ambiental y/o DAA. sujetos a Licencia Ambiental. Pág.  Efectuar acciones de control por parte de personal especializado para garantizar que los efectos ambientales negativos que puedan presentarse sean minimizados. las siguientes actividades:  Verificar el cumplimiento del desarrollo de las obligaciones Ambientales del contrato de estudios objeto de interventoría por parte del contratista. previa entrega a la autoridad ambiental nacional (ANLA).  Efectuar el seguimiento permanente de los estudios para verificar la inclusión de las técnicas y procedimientos requeridos en la elaboración del Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA y/o Estudio de Impacto Ambiental y/o DAA. la coordinación de las diferentes actividades y métodos de control. por parte de la autoridad ambiental competente buscando un equilibrio entre el desarrollo de la región y la preservación de los recursos naturales.
y verificar el cumplimiento de todas las normas. Las demás establecidas en el Manual de Interventoría y las que la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social comunique por oficios siempre y cuando estén relacionados con la gestión Socio – Ambiental.  Realizar Seguimiento y acompañamiento en los siguientes aspectos: 1. condicionantes y diseños. estableciendo las recomendaciones en el Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA y/o Estudio de Impacto Ambiental y/o DAA. Del estado de las reclamaciones presentadas por las organizaciones comunitarias.  Revisar los alcances del Plan de Gestión Social del proyecto.4 Funciones sociales  Verificar el cumplimiento de la Gestión Social del contrato de Estudios objeto de Interventoría por parte del contratista. Pág. así como brindar acompañamiento a las autoridades ambientales y a los funcionarios del INVIAS.  Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo ambiental de los estudios objeto de esta interventoría. en relación con las obligaciones establecidas para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA o Estudio de Impacto Ambiental. respecto del componente social.  Solicitar el apoyo de otras disciplinas del conocimiento para atender problemáticas específicas en el campo ambiental  Asistir a los comités de obra. para la estructuración y elaboración del plan de manejo ambiental y/o PAGA y/o Estudio de Impacto Ambiental y/o DAA.  Revisar y emitir concepto sobre el avance de los estudios ambientales que realice el Contratista de Estudios.1.17 . 4. Del proceso de socialización del proyecto en los municipios de tal forma que no se genere conflicto con las comunidades. Juntas Administradoras locales de los municipios. en relación con la situación de los municipios y proponer las acciones necesarias para minimizar los posibles impactos causados. Juntas de Acción Comunal. de agua y ruido necesarios.  Realizar el acompañamiento a la entidad en la visita técnica programada por la Autoridad ambiental en proyectos a Fase I.  Efectuar el seguimiento a la toma de muestras y análisis de laboratorio de calidad de aire.Concurso de Méritos Abierto Metodología y Plan de Cargas de Trabajo Instituto Nacional de Vías INVIAS  Realizar el control ambiental de los estudios. 2.  Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la realización de la estudios se enmarquen dentro de los requerimientos ambientales y que sus resultados correspondan a los esperados.
1.  Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas jurídicas hechas por el Instituto Nacional de Vías — INVIAS  Prestar apoyo al Instituto Nacional de Vías — INVIAS para resolver las peticiones y reclamos jurídicos del Contratista de Estudios.18 . entidades de control del Estado. veraz y oportuna a las comunidades del área de influencia de los municipios.  Preparar para el Instituto Nacional de Vías — INVIAS.  Que el Contratista de Estudios brinde una información clara. cuando el Gestor del proyecto lo consideren necesario se efectuará el seguimiento de gestión con el fin de verificar su ajuste a los informes presentados.  Asesorar al Instituto en todos los asuntos jurídicos de carácter ambiental. Pág. Funciones jurídicas  Analizar y tener en cuenta los aspectos regulatorios. con apoyo del Especialista Ambiental. A las estrategias y procedimientos a través de los cuales el Contratista de Estudios realiza las actividades con las comunidades en el área de influencia del proyecto en los municipios. Propender y hacer seguimiento a:  Las acciones encaminadas a generar compromiso y sentido de pertenencia con el proyecto.  La comunicación e interrelación del Contratista de Estudios e interventoría con las administraciones Municipales y fuerzas vivas de los Municipios del área de influencia del proyecto.  4. usuarios de la vía. Acciones pertinentes y elementos necesarios para una adecuada organización y participación de la comunidad.Concurso de Méritos Abierto Metodología y Plan de Cargas de Trabajo Instituto Nacional de Vías INVIAS 3. riesgos legales y contractuales relacionados con el contrato de obra. todas las respuestas a las solicitudes. respecto a la ejecución de los estudios y diseños objeto de esta interventoría. que se susciten en desarrollo de las obras objeto de esta interventoría. y en general todos los requerimientos que se relacionen con las obras objeto del Contrato de obra y de esta interventoría. en forma oportuna. dando las respuestas en primera instancia e informando a la Unidad Ejecutoria.5 Entregar Informes mensuales de gestión acerca del avance de las diferentes actividades. 2.  La creación de escenarios de participación comunitaria que amplíen y mejoren la comunicación con las comunidades.  Evaluar y hacer seguimiento y control: 1. peticiones y requerimientos que formule la comunidad. en relación con las actividades e impactos del proyecto.
Deberá verificar que durante la ejecución del proyecto. será la Interventoría la responsable de solicitar oportunamente el trámite.  Efectuar las visitas. previa justificación técnica de los hechos. en todos los asuntos jurídicos que se susciten en desarrollo de los estudios y diseños objeto del Contrato de Estudios y de ésta interventoría. avalará las fuentes de materiales de acuerdo con los resultados de los ensayos de laboratorio que realice el consultor de estudios. Será obligación de la Interventoría poner en conocimiento del INVÍAS.7 Revisión del proyecto El Interventor deberá revisar los estudios. Pág. revisar documentos y preparar el concepto técnico respectivo a solicitud del INVIAS. En cada uno de estos casos.  En general. la prórroga o vencimiento del contrato de estudios. El informe deberá ser presentado en original y una copia física y una copia en medio magnético.Concurso de Méritos Abierto Metodología y Plan de Cargas de Trabajo Instituto Nacional de Vías INVIAS  Emitir concepto. quedando a juicio del INVÍAS la determinación final. asesorar y apoyar al Instituto Nacional de Vías — INVIAS.1. la copia deberá ser entregada en la Territorial respectiva al Gestor Técnico del contrato designado para ejercer estas funciones. con el fin de conceptuar sobre los avances y los resultados de los mismos.1. económicos y contractuales. dentro de los cinco (5) primeros días del mes. diseños y planos del proyecto durante el transcurso de la ejecución de los trabajos.19 . teniendo en cuenta los aspectos técnicos.  Realizar la revisión de la Gestión Predial que adelanta el Contratista de Estudios en lo referente a los aspectos Técnico.  Estudiar y conocer el contenido del Contrato de Estudios y el de todos sus documentos relacionados con la ejecución de los estudios y diseños objeto de esta interventoría. Asimismo. 4.6 Funciones relacionadas con la gestión predial cuando el proyecto lo requiera  Verificar el cumplimiento de la Gestión Predial del contrato de estudios por parte del contratista.  Revisar técnicamente las fichas prediales versus el diseño geométrico de la vía con el fin de corroborar su coincidencia. mínimo con un (1) mes de anticipación. sobre los conflictos surgidos entre el contratista y el INVIAS y que sean dirimidos de conformidad con lo estipulado en el contrato. en cada caso. Jurídico y Social. 4. Mensualmente. la Interventoría deberá presentar a la Unidad Ejecutora un informe en el cual se consigne el estado de los estudios y diseños. no se intervenga en tramos que se encuentren bajo póliza de estabilidad.
10 Liquidación del contrato de Interventoría El Gestor del contrato procederá a iniciar los trámites de liquidación del contrato de Interventoría por vencimiento del plazo contractual y en cualquiera de los eventos señalados por la ley. informes de laboratorio. por incumplimiento en la ejecución de los mismos dentro del plazo por causas imputables a la interventoría. en donde se describa el balance general de cantidades. con el fin de determinar el estado en que se va a recibir. según resolución vigente. 4. sin que el INVÍAS deba efectuar erogación alguna por este concepto. respecto al ejercicio de la profesión de Técnico Constructor en el territorio nacional. de no haberse dado cumplimiento a su notificación. efectuarán una revisión final a los estudios y diseños. la cual se suscribirá máximo dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecución del contrato. indicando cualquier información relacionada con el proyecto terminado. ésta permanecerá al frente de los trabajos hasta su terminación. 4. y quien deberá tener plena autonomía para actuar y tomar decisiones en su nombre. a más tardar en cinco (5) días.20 . El Interventor deberá vigilar que el Contratista dé estricto cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 12 y demás normas pertinentes de la Ley 14 de 1975. planos e informes definitivos de los estudios y diseños elaborados por el contratista. para lo cual. El término para la liquidación del contrato de Interventoría iniciará a contabilizarse a partir del Acta de Recibo Definitivo o Final de la Interventoría. Pág.8 Control del personal y del equipo La Interventoría designará al Ingeniero Director. dentro de los 15 y 30 días antes de finalizada la ETAPA 1 del contrato.11 Revisión final de los Estudios y Diseños El Interventor y el Contratista. el costo de los estudios.1. el Interventor preparará un informe previo. planos e informes finales El Interventor revisara los volúmenes.9 Revisión y aprobación de los volúmenes. pasados los cuales.1.1. Si el personal es diferente del ofrecido inicialmente por el Contratista. 4. Ley 64 de 1993.1. deberá solicitar al INVÍAS que se hagan efectivas las medidas administrativas que para el efecto tiene fijadas. el Interventor deberá exigirle su presencia. 4. quien será su representante en la ejecución de los Estudios. de acuerdo con el procedimiento establecido en el mismo. etc. y su reglamentaria.Concurso de Méritos Abierto Metodología y Plan de Cargas de Trabajo Instituto Nacional de Vías INVIAS En el evento en que haya lugar a una prórroga del contrato de estudios. La liquidación del contrato de Interventoría no exime al Interventor de su responsabilidad en caso de que se declare un siniestro por Calidad de los Estudios al Contratista.
De estas evaluaciones se levantará un acta. La Interventoría ejercerá el control y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista en relación con el personal reincorporado del contratista. se dejará constancia en oficio dirigido al mismo.21 . vigilará su cumplimiento. donde se consignará el estado real de los estudios. suscrita por los ingenieros directores del contratista y de la interventoría.12 Control del programa de actividades El contratista está obligado a ejecutar los estudios y diseños contratados de acuerdo con el programa de actividades aprobado por el interventor como representante debidamente autorizado por el INVÍAS. suscrito por el Interventor.1. los cuales se plasmarán en un plan de contingencia del contratista de estudios que no podrá contemplar prórroga del plazo inicialmente establecido. 4. El Interventor controlará la ejecución de los estudios mediante la programación que deberá elaborar el contratista por medio del método Gantt. y toda la información adicional esté correcta.14 Lista de los empleados y trabajadores del contratista El Interventor deberá tener al día una relación de los empleados y trabajadores asignados por el Contratista a la elaboración de los estudios.Concurso de Méritos Abierto Metodología y Plan de Cargas de Trabajo Instituto Nacional de Vías INVIAS En caso de observaciones que deban atenderse por parte del Contratista. se procederá a elaborar el Acta de Recibo Final y Entrega de la Consultoría con la presencia del Interventor y Contratista. Bajo ningún aspecto. según sea el caso. para lo cual anexará un balance general de los estudios ejecutados. Pág. El Interventor cuantificará los avances de los estudios y diseños realmente ejecutados y revisará y aprobará. 4. utilizando como herramienta el programa Microsoft Project u otro similar.1. en caso de presentarse algún atraso. verificando que la información financiera acumulada. el Interventor aceptará estudios que estén por fuera del contrato original y que no hayan sido previamente aprobadas por el INVÍAS y debidamente incluidas mediante contrato adicional. y presentará informes trimestrales de los cuales se le dará traslado al Ministerio de Transporte y al Ministerio del Interior y Justicia. el costo de la meta. revisando el programa de actividades para establecer en qué condiciones avanzan los estudios. dejando constancia de los correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso.1. se señalarán los motivos del mismo.13 Revisión y aprobación de las Actas Mensuales de Costos. Una vez realizadas las actividades requeridas. en el cual se fijará el plazo para el ajuste final de los estudios y diseños. 4. de esta forma quedará oficializada la entrega de los estudios y diseños. bajo su responsabilidad. las Actas Mensuales de Costos. El interventor y el contratista evaluarán mensualmente la ejecución del contrato.
las condiciones técnicas.  Efectuar todos los estimativos y cálculos financieros que el INVÍAS solicite. económico y jurídico que se susciten durante la ejecución de los estudios. reparando los documentos que al respecto se requieran y rindiendo los conceptos y evaluaciones que sobre la materia se le soliciten. Tales listas con sus teléfonos y correos electrónicos de contacto deberán ser remitidas y actualizadas a los gestores técnicos de contrato y de proyecto. no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes. económicas y financieras existentes al momento del ofrecimiento y de la celebración del contrato. Pág.  Corregir.15 Elaboración del informe final de Interventoría Además de la revisión y aprobación de los informes finales. durante el desarrollo y ejecución del contrato. el Interventor deberá preparar un informe. financiero.Concurso de Méritos Abierto Metodología y Plan de Cargas de Trabajo Instituto Nacional de Vías INVIAS Deberá así mismo. mantener una lista actualizada del personal de la interventoría. y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato.  Adoptar las medidas necesarias para mantener. asistir y asesorar al INVÍAS en todos los asuntos de orden técnico. El informe deberá contener las recomendaciones especiales que el Interventor crea convenientes para la adecuada interpretación de los Estudios y Diseños. En tal sentido.  Actuar oportunamente. a su vez. suministrando oportuna información sobre los mismos. las fuentes de materiales. se establecen las siguientes funciones:  Exigir al Contratista la ejecución de manera idónea y oportuna del contrato. 4.  Controlar el manejo del anticipo entregado al Contratista.2 OTRAS FUNCIONES Con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecución de los estudios y. por lo cual. económico y jurídico del contrato de estudios. de tal manera que. los desajustes que pudieren presentarse. principalmente en lo relacionado con el plan de manejo ambiental y/o PAGA y/o Estudio de Impacto Ambiental y/o DAA. controlar y supervisar el estado financiero del contrato de estudios. Se incluirá la variable ambiental. por causas imputables a la entidad.  Revisar. 4. en el cual hará una relación de los problemas geológicos.1. para que sea utilizado exclusivamente en el correspondiente Contrato. la interventoría comprende.22 .  Determinar y actualizar el flujo de fondos del proyecto (Plan Anual de Caja – PAC) y remitirlo oportunamente a la unidad ejecutora de INVÏAS. entre otros. además de la gestión técnica. en el menor tiempo posible. el control financiero. deberá apoyar. hidráulicos y de suelos. para buscar una mayor eficiencia en la administración de las mismas.
 Responder en primera instancia las reclamaciones que presente el contratista. prediales y ambientales del proyecto ETAPA INICIACION MESES DE EJECUCIÓN MES DE LIQUIDACIÓN X Pág. asesorar al INVÍAS en todos los asuntos jurídicos que se susciten en desarrollo de los estudios objeto de la interventoría. cada vez que sea necesario. de tal manera que se pueda constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecución del contrato. ACTIVIDADES Identificación de necesidades sociales.  Elaborar y allegar los documentos que se requieran para la liquidación contractual. reuniones periódicas de evaluación de estudios con el Contratista o su representante. permisos ambientales y consultas previas.23 .  Mantener actualizada la información en la página web del Instituto. el interventor deberá cumplir con lo establecido en el Manual de Interventoría del Instituto.  Realizar. así como los recursos existentes por vigencia del Contrato de Interventoría. archivadas y mantenidas en custodia por la interventoría.  Hacer seguimiento permanente y suficiente de todos y cada uno de los documentos que el contratista radique en las diferentes entidades para la gestión de licencias. las cuales serán elaboradas.  Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del contratista. se anexa un cuadro resumen de las principales actividades en la etapa previa. 5 EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTERVENTORÍA Y SUS RESULTADOS Además de las funciones establecidas en el contrato.  En general. de las demás entidades públicas o unidades de la entidad.  Prestar de forma efectiva apoyo al INVÍAS para resolver las peticiones de la ciudadanía.  Corresponde al Interventor verificar los recursos existentes del Contratista de Estudios de cada una de las vigencias. según el plazo y la clase de contrato. De dichas reuniones se elaborará un acta suscrita por todos los que intervinieron en ellas.  Prestar apoyo al INVÍAS para resolver las peticiones y reclamos del contratista de estudios. de ejecución y liquidación.Concurso de Méritos Abierto Metodología y Plan de Cargas de Trabajo Instituto Nacional de Vías INVIAS  Llevar y mantener el archivo actualizado de la Interventoría.
verificación y aprobación de los Estudios y Diseños Revisión. cuantificar avances y aprobar las actas de Costos de los Estudios. Hacer entrega de los puntos topográficos para localizar el proyecto Realizar la gestión y control de anticipo hasta su liquidación. legislación aplicable al proyecto.24 . financiero y legal del contrato Verificar. Efectuar la programación y seguimiento del PAC Gestionar el archivo de los proyectos.Concurso de Méritos Abierto Metodología y Plan de Cargas de Trabajo Instituto Nacional de Vías INVIAS ACTIVIDADES Gestionar el Inicio de los trabajos dentro del plazo contractual Realizar reuniones técnicas y visitas periódicas al proyecto. dentro de los plazos y parámetros establecidos Velar y controlar que se ejecute la reglamentación de conformidad con los manuales. elaborar las actas de Costos de interventoría. reclamaciones y consultas del contratista Elaborar y gestionar los documentos para liquidar el contrato de obra e Interventoría Elaborar el Informe final ETAPA INICIACION MESES DE EJECUCIÓN MES DE LIQUIDACIÓN X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Pág. Realizar las sugerencias. Informes semanales y mensuales. verificación y aprobación de los documentos ambientales. Elaborar y remitir concepto sobre modificaciones al proyecto. Control del personal y equipo del consultor de los Estudios Verificar los ensayos y control de calidad Realizar seguimiento del avance del contrato Verificar y controlar el estado técnico. Verificar y controlar la ejecución de los Estudios Ambientales de conformidad con la legislación Ambiental y demás permisos requeridos para la ejecución del proyecto Revisión. normas.
PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE DOCUMENTOS Y DE LAS DEMÁS SOLICITUDES Cuando no se haya establecido ningún procedimiento específico en el Contrato de Estudios ni en el contrato de Interventoría y sus anexos. informes y en general cualquier documento.1. 6. el Pág. Gestionar el recibo definitivo de la Interventoría Verificar y controlar el manejo de los impactos socio – ambientales de la obra Verificar y controlar los monitoreos ambientales Cumplir instrucciones y demás obligaciones establecidas por el INVIAS 6 ETAPA INICIACION MESES DE EJECUCIÓN MES DE LIQUIDACIÓN X X X X X X X X X X X LISTADO DE INFORMACIÓN NECESARIA 6. el INVÍAS previo el análisis y el estudio correspondiente. Las calidades del personal profesional son las que se encuentran establecidas en el Anexo Técnico y Requerimientos Técnicos. el INVÍAS le solicita por escrito a al Interventor que aclare. dentro de los términos fijados para el efecto. c) Si dentro del término señalado en el literal anterior. deberá agotarse el siguiente procedimiento para la aprobación correspondiente: a) El Interventor deberá entregar un ejemplar impreso y uno en medio magnético al INVÍAS del Informe o documento correspondiente. La experiencia específica de todo el personal profesional se acreditará mediante certificaciones expedidas por el contratante. teléfono de contacto con el ente contratante. modifique y/o corrija el Informe o documento presentado.25 .Concurso de Méritos Abierto Metodología y Plan de Cargas de Trabajo Instituto Nacional de Vías INVIAS ACTIVIDADES Verificar y gestionar el recibo definitivo de los estudios y diseños. las cuales contendrán como mínimo: Nombre y descripción del proyecto. en el evento en que surja la obligación a cargo del Interventor de entregar al INVÍAS actas. b) Dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente al recibo del Informe. cargo ejercido por el profesional y periodo durante el cual se desempeñó.2. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL El personal profesional para el presente contrato corresponde al listado en la Plantilla presentada por el Instituto o las modificaciones que se realicen siguiendo el procedimiento del Manual de interventoría. presentará por escrito al Interventor las observaciones y recomendaciones que considere pertinentes para efecto de aprobar los documentos presentados.
El interventor deberá aportar y coordinar la totalidad de recursos requeridos en el FORMULARIO 1 (Anexo). capacidad y disponibilidad suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales. El Interventor a partir de la presente Metodología. así como unidad de medida y forma de pago se presentan en el desarrollo del presente anexo. deberá entregar un ejemplar impreso y en medio magnético al INVÍAS del Informe respectivo incluyendo las observaciones presentadas por este. Fase. coordinación. relacionado en los respectivos Requerimientos Técnicos y que debe ser acreditado en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones y sus Formatos. En caso contrario. se identifican en el pliego de condiciones. sin perjuicio de lo establecido en el numeral 16 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993. el contrato de consultoría y sus anexos. Lo anterior. respecto de las solicitudes que presente el Interventor en relación con aspectos derivados de la ejecución del Contrato de Interventoría. 7 PLAN DE CARGAS El Interventor podrá organizar el equipo de trabajo. modificación y/o corrección. GRUPO 1 – COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL Conformado por los costos del personal fijo mensual cuya participación es indispensable para la dirección. apoyo y seguimiento (según corresponda) de las actividades Pág. procederá conforme lo establecido en la cláusula de multas establecida en el contrato de Interventoría Todas las solicitudes que el INVÍAS y el Interventor eleven entre sí. El Instituto Nacional de Vías ha estructurado el presupuesto oficial en tres grupos que reúnen los recursos humanos y físicos necesarios para la adecuada ejecución del contrato. sin embargo. supervisión.26 . Etapa o Volumen del Contrato de estudios y diseños así como (ii) el Personal Obligatorio Mínimo. de acuerdo con su experiencia y su estructura administrativa. d) Previo el análisis correspondiente y dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente del recibo de los documentos que contengan las observaciones presentadas. definirá las cargas de trabajo del personal que involucrará en la ejecución del Contrato considerando (i) la relación de actividades y procesos a ejecutar en cada una de las Áreas. deberán ser resueltas dentro de los quince (15) Días hábiles contados a partir del Día siguiente a su recibo. La descripción de grupos y sus componentes. el INVÍAS los aprobará.Concurso de Méritos Abierto Metodología y Plan de Cargas de Trabajo Instituto Nacional de Vías INVIAS Interventor dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente del recibo de la solicitud de aclaración. el Plan de Cargas del Personal Clave y las dedicaciones mínimas de éste personal. y disponer en todo momento de los mismos en cantidad.
todo esto afectado por el Factor multiplicador. Para el pago de la aprobación de los entregables parciales o definitivos del GRUPO 2. del Costo mensual de ese especialista. se establecen en el ANEXO DEL PRESUPUESTO OFICIAL Y FORMA DE PAGO del PLIEGO DE CONDICIONES. será a precio global fijo. Para el caso de Volúmenes donde se tiene más de un responsable directo. Ingeniero Residente. este peso porcentual es dado por la Entidad y resulta del análisis pormenorizado de la utilización del especialista responsable directamente de la revisión del respectivo volumen. tiene la revisión y aprobación de cada uno de los Volúmenes Técnicos objeto de esta contratación.27 . Hacen parte de este grupo el Director de Proyecto. Pág. el Interventor debe anexar al acta de costos mensual correspondiente. Profesional SIG y Secretaria. Los pagos porcentuales de cada uno de los entregables en cada volumen. dentro del plazo de la correspondiente FRONTERA 3. Ingeniero de Campo. sin fórmula de reajuste. El pago al interventor por la revisión y aprobación de cada uno de los volúmenes que hacen parte de los estudios objeto del contrato de Consultoría. para encontrar el peso porcentual de dicho volumen. Los pagos de este Grupo 2. GRUPO 2 – VOLÚMENES TÉCNICOS ENTREGABLES Conformado por los costos que de manera porcentual sobre el Valor Básico Total del Presupuesto Oficial. El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación del Consultor de disponer durante la ejecución del contrato de este personal fijo mensual.Concurso de Méritos Abierto Metodología y Plan de Cargas de Trabajo Instituto Nacional de Vías INVIAS del contrato. para las cuales se asignó un porcentaje de pago. del tiempo requerido por este para la revisión y aprobación del volumen. la entidad tuvo en cuenta la participación de cada uno de estos especialistas dentro de un Plan de Cargas de Trabajo y procedió de la misma forma mencionada para el caso de un solo especialista. y que son cancelados según comprobante. así como el del pago por la entrega del Documento Final de cada Volumen. GRUPO 3 – OTROS COSTOS DIRECTOS Los costos directos relacionados en el GRUPO 3 corresponden los otros costos directos relacionados con el contrato. La sumatoria de todos los volúmenes corresponde al valor total del Grupo 2. se realizarán de acuerdo al Cronograma de trabajo y programa de inversiones presentado por el Consultor y aprobado por la interventoría. El INSTITUTO ha seleccionado las actividades principales de cada uno de los volúmenes objeto del contrato de Consultoría y determinó cuales de ellas son objeto de pago parcial como resultado de un entregable dentro del respectivo Volumen. como son los viáticos. previa presentación del oficio de aprobación por parte del Interventor del entregable correspondiente. el oficio de aprobación del respectivo entregable radicado en el INVIAS.
éste podrá solicitar al Interventor el reemplazo. existe un Personal mínimo “Personal Calificable”. y demás actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto y alcance contractual del proyecto. en el anexo técnico detallan el Personal Obligatorio. 7. en el momento en que se requiera. El Interventor deberá en todo momento contar con los recursos humanos y físicos en cantidad. sin que esto le genere al Interventor derecho de solicitar remuneración adicional por parte del INVÍAS o del Contratista ni obligación al INVÍAS o al Contratista de realizar remuneraciones adicionales por estos conceptos.2. Dicho equipo de trabajo deberá mantenerse de acuerdo a las dedicaciones durante la ejecución del contrato de Interventoría. de acuerdo con su experiencia y su estructura administrativa. deberá mantenerse a lo largo de la ejecución del contrato de Consultoría. informes. 7. con el cual el Interventor debe contar y que debe ser acreditado en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones y sus Formatos. para el caso del GRUPO 1 se establece en el formulario 1. que debe ser presentado y cuya dedicación mínima.Concurso de Méritos Abierto Metodología y Plan de Cargas de Trabajo Instituto Nacional de Vías INVIAS transporte.28 .1 RECURSOS HUMANOS Los recursos humanos se componen de todo el personal que el Interventor pudiera requerir para cumplir con sus obligaciones completa. Pág. 7. Adicionalmente. El Interventor en su propuesta debe presentar un equipo de profesionales. Este personal. sin embargo. Igual consideración se aplicará al resto del personal al que se refiere el Pliego de Condiciones y sus anexos. En caso que el INVÍAS considere que estos recursos humanos y físicos son insuficientes para cumplir con estas obligaciones. pero que el Consultor deberá tener a disposición durante le ejecución del Contrato.1 DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES Y DEDICACIÓN DEL PERSONAL CALIFICABLE El Interventor podrá organizar el equipo de trabajo. el cual va a ser objeto de calificación dentro del Concurso de Méritos. tanto del GRUPO 1 como el grupo de especialistas y personal necesario para elaborar los volúmenes del GRUPO 2.2 RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO La ejecución del Contrato requiere la aportación y coordinación de recursos humanos y físicos por parte del Interventor. oportuna y cabalmente. Adicionalmente el Contrato de Interventoria requiere para su ejecución de un personal adicional que no es calificable. capacidad y disponibilidad suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales. incremento o complementación del recurso.
para la ejecución y desarrollo del Contrato de Interventoría. del siguiente personal: 1 7.29 . definirá las cargas mínimas de este personal.Concurso de Méritos Abierto Metodología y Plan de Cargas de Trabajo Instituto Nacional de Vías INVIAS El Interventor.2. como mínimo. como mínimo. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PERSONAL PROFESIONAL Director de Interventoría Ingeniero Interventor Residente de Campo Geólogo Ingeniero Catastral y Predial Profesional en costos y presupuestos Ingeniero Ambiental Ingeniero Forestal Avaluador Profesional en Gestión Social Profesional Jurídico Predial Profesional SIG Personal Especialistas Se requiere.2 PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR Secretaria RECURSOS FÍSICOS Pág. de acuerdo con el Avance de las obras. de un especialista por cada una de las siguientes áreas: 1 1 1 1 1 1 1 PERSONAL ESPECIALISTA Especialista en Tránsito y Transporte Especialista en vías (Diseño geométrico) Especialista en Geotecnia Especialistas en Pavimentos Especialista en Hidráulica e Hidrología Especialista Estructural Especialista Ambiental Personal Técnico y Auxiliar Se requiere. Lo cual debe ser presentado al gestor técnico del contrato para su aprobación. Personal Profesional A continuación se relaciona el personal profesional mínimo para ejecución del proyecto.
) Comision de Topografia :( Para Verificacion de la Materializacion del Eje y Georreferenciacion) incluye personal. presentaciones y/o ejecutivo. en el sitio del proyecto) Mes 1 Edición de Informes (Semanales. La ETAPA 2 es el tiempo de DOS (2) MESES que la entidad se reserva. incluye archivos magnéticos) Mes El tiempo total del contrato que para este proceso son CATORCE (14) MESES. alimentación y desplazamientos) Viáticos Otros Profesionales Aprobados (Incluye hospedaje. para este proceso será de DIECISEIS (16) MESES.) Transportes Aéreos Especialistas (S/Comprobante Pago y Pasajes Ida-Vuelta Pasabordo) (S/Comp. Pág. mensuales. alimentación y desplazamientos) Viáticos Especialistas (Incluye hospedaje. para uso exclusivo de la zona del proyecto) Mes 1 Campamento (incluye alquiler y servicios. Estos recursos deben contemplar como mínimo los siguientes: 1 7 7 1 7 7 1 Viáticos Director (Incluye hospedaje. Modelo 2010 o superior. transporte y alquiler Mes de estacion total. combustible y/o peajes.Concurso de Méritos Abierto Metodología y Plan de Cargas de Trabajo Instituto Nacional de Vías INVIAS El Consultor deberá proveer los recursos físicos necesarios para desarrollar sus obligaciones contractuales. alimentación y desplazamientos) Día Día Día Pasajes Ida-Vuelta (S/Comp. tiempo en el cual tanto el Consultor como el Interventor deben estar atentos a cualquier requerimiento que sobre el particular tenga en un momento dado la Entidad.) Transportes Aéreos Director (S/Comprobante Pago y Pasabordo) 1 Alquiler de Vehículo (4X4 de 2000 CC o superior. para la revisión documental del objeto contractual.30 .) Transportes Otros Profesiones (S/Comprobante Pago y Pasajes Ida-Vuelta Pasabordo) (S/Comp. está conformado por dos Etapas a saber: ETAPA 1: Es el tiempo de ejecución y entrega por parte del Consultor de todo el material del objeto contractual con la previa aprobación de la Interventoría. este tiempo hace parte del plazo total del contrato. incluye conductor.
Documents Similar To Metodología y Plan de Cargas
More From Luis Carlos Chavez Benavides

References: resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Artículo 12
 artículo 25