Source: http://docplayer.it/945571-Appunti-sui-modelli-organizzativi-del-processo-edilizio-di-andrea-missori.html
Timestamp: 2017-01-22 00:04:53+00:00

Document:
⭐APPUNTI SUI MODELLI ORGANIZZATIVI DEL PROCESSO EDILIZIO. di Andrea Missori
APPUNTI SUI MODELLI ORGANIZZATIVI DEL PROCESSO EDILIZIO. di Andrea Missori
Download "APPUNTI SUI MODELLI ORGANIZZATIVI DEL PROCESSO EDILIZIO. di Andrea Missori"
1 APPUNTI SUI MODELLI ORGANIZZATIVI DEL PROCESSO EDILIZIO di Andrea Missori Venezia, febbraio 20112 SOMMARIO Introduzione La scelta del modello I modelli organizzativi I due gruppi di modelli L approccio tradizionale Le innovazioni di processo Gli approcci tradizionali evoluti: - Stabilizzazione dei rapporti tra committenza e progettazione - Approccio per scorpori - Autocostruzione e autorecupero Gli approcci integrati: - Approccio per appalto concorso - Approccio di progettazione e costruzione - L esperienza anglosassone L approccio per modelli Gli approcci per programmi: - La versione inglese - La versione nord americana Gli approcci per agenzie (a orientamento manageriale) - Il construction management - Il project management - Il contract management Bibliografia di riferimento 23 INTRODUZIONE In ogni processo edilizio si instaurano dei rapporti che legano fra loro i vari operatori e stabiliscono ruoli, priorità e responsabilità. Le modalità con cui questi rapporti sono organizzati e quindi la rete di relazioni che viene creata, costituisce ciò che si può chiamare modello, approccio o regia del processo edilizio. I modelli organizzativi individuano i differenti modi con cui può essere gestito, dal punto di vista organizzativo e di controllo, il processo edilizio. E pertanto evidente che secondo le condizioni di mercato, le politiche edilizie di riferimento e le risorse disponibili, possono essere molto varie le relazioni che intercorrono tra gli operatori e le modalità con cui questi interagiscono. A seconda del modello possono anche variare gli ambiti operativi delle diverse figure del processo: in alcuni casi può esistere un rapporto gerarchico fra due operatori che invece non esiste più in un altro approccio; in alcuni modelli un operatore può assumere un ruolo più importante e svolgere funzioni più estese che in altri, ruoli e margini di operatività possono quindi cambiare, come possono cambiare gradi di autonomia e indipendenza. LA SCELTA DEL MODELLO La scelta del modello organizzativo spetta al promotore dell intervento e dipende sostanzialmente dalle caratteristiche dell intervento che si vuole eseguire (importanza, ripetibilità, consistenza economica, ecc.), dalle caratteristiche del promotore, e cioè dalla natura giuridica pubblica o privata, dalla capacità d investimento e dalla sua struttura organizzativa e, non in ultimo, dalle caratteristiche del contesto e cioè dallo stato della domanda e dell offerta, della disponibilità delle risorse economiche, tecniche e professionali, nonché dal momento storico che caratterizza tutte queste variabili. Alcuni modelli, per esempio, non sono applicabili da parte dei committenti pubblici in quanto le leggi in vigore non ne consentono l adozione, ma possono esserlo nel caso di una modifica legislativa che interviene nel tempo. Per i committenti privati non esiste in genere questo vincolo legislativo, tuttavia l interesse privato può essere contrario a 34 determinati modelli che invece hanno una precisa finalità per la politica edilizia del Paese. Per questi stessi motivi un determinato modello, anche se promosso dallo stesso committente, si modifica nel tempo non solo in relazione ai diversi obiettivi, ma anche per le trasformazioni che sono intervenute nel settore edilizio sia sotto l aspetto dell innovazione delle tecniche costruttive, sia sotto l aspetto delle mutate aspettative sociali, del differente tipo di domanda, dell attenzione ai requisiti di qualità e, non di meno, della possibilità di personalizzazione di ogni singolo prodotto e singolo progetto grazie all attuale flessibilità produttiva dell industria dei componenti. Ciò che comunque condiziona maggiormente la scelta di un modello è il tipo e l importanza del committente. Un committente che interviene sporadicamente sul mercato con interventi di piccole o medie dimensioni non è in grado di imporre le proprie regole per gestire il processo e non ha nemmeno la capacità di indirizzo nei confronti dell industria edilizia, di conseguenza egli adotterà regie semplici e si accontenterà dei servizi e dei prodotti disponibili sul mercato. Al contrario un committente che agisca con continuità nel tempo oppure, se occasionale, promuova interventi di grandi dimensioni è in grado di coinvolgere nei suoi programmi l industria edilizia e dietro la garanzia di una continuità della domanda o di un forte investimento riuscirà a ottenere servizi e prodotti espressamente dedicati all intervento edilizio di suo interesse. E quanto si è per esempio verificato in Francia con la politica dei modelli e in Inghilterra e Stati Uniti con quella per programmi. Ma è quanto si verifica anche oggi per alcuni grandi interventi nel terziario nei quali è possibile commissionare subsistemi di componenti (strutture, impianti, allestimenti) concepiti su misura per specifiche esigenze. 45 I MODELLI ORGANIZZATIVI Le modalità con cui può essere organizzato un processo edilizio sono per definizione in continua evoluzione. Come per qualsiasi altro processo produttivo, la dinamica delle variabili economiche legate agli andamenti del mercato porta a continue modifiche dell organizzazione del processo. Nel caso della costruzione di opere di architettura o di ingegneria le componenti in gioco sono spesso molto numerose e complesse, sia per quanto riguarda i soggetti interessati (privati, pubblici, misti) sia per i capitali necessari che suppongono altri soggetti finanziatori o altre forme di approvvigionamento, sia per le ricadute sociali ed economiche delle opere realizzate. Premesso quindi che ogni forma organizzativa del processo non è mai rigida e statica ma è oggetto di continua trasformazione e innovazione, schematicamente e a solo scopo di studio e didattico, si possono individuare alcune categorie di modelli organizzativi particolarmente significativi dal punto di vista storico e dell innovazione di processo: Approccio tradizionale; approccio tradizionale evoluto: struttura tecnica interna alla committenza, approccio per scorpori, autocostruzione e autorecupero; approccio integrato: approccio per appalto concorso, approccio di progettazione e costruzione; approccio per modelli; approccio per programmi o per sistemi; approccio per sistemi aperti o per componenti; approccio per agenzie (a orientamento manageriale). A questi se ne potrebbero aggiungere altri che rappresentano nuovi modi di approccio al processo come per esempio la Pfi (Project finance initiative), di origine britannica, e il contraente generale, modello questo tutto italiano dedicato alla realizzazione degli interventi infrastrutturali strategici per il Paese. 56 I DUE GRUPPI DI MODELLI: I modelli organizzativi possono essere distinti in due grandi gruppi: i modelli che vedono la gestione del processo affidata in modo predominante al costruttore (o comunque a un operatore dell offerta che svolge un ruolo di intermediario tra committenza e produzione) e i modelli in cui invece la gestione del processo è nelle mani del committente o di un operatore a suo diretto servizio (consulente) che viene ad assumere un ruolo manageriale chiaramente distinto da tutti gli altri. Al primo gruppo appartengono gli approcci di tipo tradizionale, a gestione integrata, per modelli ; mentre al secondo gruppo appartengono gli approcci per programmi, per sistemi aperti e per agenzie dove cioè si sviluppa un attività di tipo manageriale da parte del committente stesso o di un suo consulente. Da questa distinzione deriva anche una diversità di comportamenti e di orientamento sui sistemi economici innescati dalle strategie organizzative che caratterizzano differentemente il processo edilizio. Così nei modelli in cui vi è la predominanza degli operatori dell offerta, questi tendono a imporre i propri prodotti e a realizzare il massimo valore aggiunto. Si assiste a una generale concentrazione anche fisica degli interventi, è cioè il cantiere il punto di riferimento principale, la fabbrica del costruttore, e la produzione avviene il più possibile in situ mentre l innovazione consiste nell adottare tecniche per massimizzare la produzione in forme di industrializzazione essenzialmente di tipo pesante e chiuso. Tipico di questi modelli è il tentativo di incidere sull economicità dell intervento, anche a livello del singolo cantiere, perseguendo le cosiddette economie di scala, e cioè le riduzioni sui costi attraverso l aumento delle quantità acquistate o prodotte. Nel tipo di approcci in cui invece predomina la domanda, gli aspetti tecnici tradizionali assumono una rilevanza sempre più limitata rispetto invece agli aspetti di carattere conoscitivo, organizzativo e manageriale. In questo secondo gruppo di modelli non è più il cantiere il centro delle strategie per massimizzare i profitti, ma si punta a un controllo più rigoroso del rapporto qualità/prezzo, della contrazione dei tempi di progettazione e di appalto, e in genere all ottimizzazione delle risorse e quindi a una 67 maggiore attenzione per esempio alle politiche degli acquisti (vera e propria disciplina del procurement) e alla gestione dei contratti (contract management). In questi approcci gli aspetti gestionali prevalgono rispetto a quelli meramente produttivi e si perseguono le economie di processo, fondate sul controllo e la riduzione di tutti i costi connessi all organizzazione e alla gestione della produzione. L APPROCCIO TRADIZIONALE Nonostante l innovazione delle tecnologie costruttive, l evoluzione del mercato delle costruzioni, l ingresso di nuovi operatori professionali nel processo edilizio e le conseguenti innovazioni di processo che hanno portato alla definizione e applicazione di nuovi modelli organizzativi, l approccio tradizionale è tuttora quello più impiegato sia che si tratti di opere di modesta importanza sia che si tratti di interventi di grandi dimensioni, nel settore privato quanto nel pubblico. L approccio tradizionale è sicuramente il modello organizzativo più semplice che ha a disposizione il committente per governare la complessità del processo edilizio. Complessità costituita innanzitutto dalla quantità ed eterogeneità di operatori coinvolti: progettista architettonico, progettisti specialisti degli impianti, costruttori, imprese specializzate, impiantisti, produttori di componenti, ecc. La struttura tipica di questo approccio prevede delle relazioni fondamentalmente univoche e separate tra i diversi operatori, in cui inizialmente il committente incarica il progettista per la rappresentazione dell opera e per la scelta delle tecnologie da utilizzare e una volta terminato il progetto sceglie, d intesa con il progettista, il costruttore principale per la sua realizzazione. Il costruttore in seguito subappalterà parte dell opera alle imprese specializzate e sceglierà i produttori dei componenti per le forniture necessarie al cantiere. 78 Il ruolo dei principali operatori: Le competenze richieste al progettista in genere sono del tutto tradizionali, a prescindere dalla dimensione dell intervento, e solo nel caso di un committente privato il progettista ha la possibilità di scegliere e di vincolare l impiego di determinati prodotti o componenti. In Italia quando il committente è pubblico può infatti solo indicarne le caratteristiche, lasciando l impresa arbitraria delle scelte finali. Questo impedisce rapporti diretti in fase progettuale fra committente e fornitori e soprattutto tra progettista e fornitori. Solo per alcuni lavori il progettista è chiamato a una progettazione integrale dell opera, e cioè al coordinamento del proprio lavoro con quello di altri specialisti, nel campo delle strutture e dell impiantistica. Anche nella scelta del costruttore il progettista ha un ruolo limitato, in quanto quasi sempre viene scelto direttamente dal committente. Tuttavia spesso il progettista ha anche il compito della direzione lavori dove però esercita essenzialmente una funzione di controllo ed eventualmente di veto sulla fornitura dei materiali, ma non ha alcuna possibilità di vincolare le scelte del costruttore. Il costruttore viene coinvolto quando il progetto è già stato eseguito e approvato dal committente e dalle autorità di controllo. Questo comporta che il costruttore deve 89 adattare le sue modalità di lavoro alle caratteristiche specifiche del progetto. Questo non presenta problemi nel caso di tecniche tradizionali ma blocca la ricerca e lo sviluppo di modalità esecutive evolute. Spesso la scelta del costruttore avviene sulla base di una gara basata su offerte di prezzo. Ciò rende in genere discontinuo ed episodico il rapporto tra committente e costruttore anche nel caso in cui il committente intervenga frequentemente nel mercato. I produttori di materiali e componenti vengono scelti esclusivamente dal costruttore in base a valutazioni essenzialmente economiche. Il rapporto tra costruttore e produttore, a parte le forniture di materiali tradizionali, è doppiamente episodico e discontinuo, in quanto si sovrappone alla discontinuità del rapporto costruttore-committente. Le caratteristiche dell approccio tradizionale: Ogni operatore del processo opera in quasi completa autonomia e indipendenza dagli altri senza che esista alcun coordinamento, se non quello molto labile svolto dal committente. I singoli operatori dell intervento hanno quindi l onere di doversi necessariamente coordinare tra di loro, e la forma più elementare consiste di operare secondo una logica sequenziale o a cascata. Ogni operatore comincia cioè a lavorare dove finisce quello che lo precede con un inevitabile prolungamento dei tempi e senza che vi possa essere la possibilità di fruire di informazioni di ritorno (feed-back). Ciò comporta anche il rischio che in presenza di un errore che venga riscontrato dall operatore a valle, il processo debba molto spesso fermarsi e l operatore a monte riprenda da capo la sua attività per apportarne le correzioni e bloccando di fatto i lavori o rallentandoli. Da questo discende anche una frammentazione delle responsabilità, in quanto gli operatori appartenenti alle aree della committenza, della progettazione e della produzione sono responsabile soltanto della singola attività di loro competenza. La presenza poi di un unico contratto di appalto, comporta che la fase di realizzazione delle opere abbia come solo responsabile contrattuale il costruttore. 910 I rapporti tra gli operatori sono inoltre a carattere episodico. La squadra che viene scelta dal committente dura solamente per lo specifico intervento al termine del quale si scioglie ed è improbabile che per un altro intervento, cambiando il committente, si formi la stessa squadra. Nell approccio tradizionale si configura quindi quel tipo tutto particolare di organizzazione che Nicola Sinopoli ha definito multi-organizzazione temporanea 1. La multi-organizzazione temporanea è composta da più organizzazioni (progettista, impresa, ecc.) che sono indipendenti tra loro, ma che prendono decisioni interdipendenti. E temporanea in quanto i legami tra gli operatori durano solo per quel singolo processo edilizio. Proprio su tali caratteristiche risiedono le incertezze e i conflitti che caratterizzano il processo edilizio e hanno come origine fondamentalmente la non professionalità del committente, il fatto che il committente cambi a ogni processo e l infinito numero di combinazioni possibili in cui gli operatori possono aggregarsi. Così la conseguenza più evidente è che gli obiettivi di ogni singolo partecipante tendono a prevalere su quelli della squadra, dal momento che la questa (temporanea ed episodica) non ha la forza per far prevalere gli obiettivi comuni su quelli di ogni singolo soggetto e accade che l operatore più forte faccia prevalere i propri interessi su quelli non solo del gruppo ma anche degli altri singoli operatori dando origine a una conflittualità interna che tende a compromettere in modo decisivo l efficienza e l efficacia dell intera organizzazione e la qualità del risultato finale. Per quanto riguarda i produttori di materiali e componenti pur se è esclusa ogni possibilità di aggregazione della domanda al loro livello (rappresentata dalle imprese di costruzioni), tuttavia la grande diffusione sul territorio di questo approccio ha determinato una forte dinamicità dell offerta di componenti e semilavorati rappresentata da una capillare rete di vendita dei rivenditori di materiali edili. 1 Vedi bibliografia in appendice 1011 LE INNOVAZIONI AL PROCESSO Gli inconvenienti che derivano da un processo edilizio organizzato secondo un approccio tradizionale e quindi: la divergenza di obiettivi tra i diversi operatori, la facilità di instaurarsi di situazioni di conflitto, l episodicità dei rapporti e quindi la necessità di ripartire sempre da zero al termine di ogni vicenda edilizia, hanno spinto nel tempo a individuare nuove forme organizzative principalmente volte a rimettere nelle mani del committente la leadership del processo. Insieme a questa esigenza si sono sviluppati nel corso degli anni ulteriori obiettivi di carattere quantitativo e qualitativo in termini di politica edilizia che comportavano la necessità di individuare nuovi modelli organizzativi più efficaci rispetto all approccio tradizionale. Queste iniziative di innovazione di processo si sono indirizzate in diverse direzioni: 1) una prima direzione, seguita principalmente da committenti istituzionali di grosse dimensioni, si è rivolta alla stabilizzazione dei rapporti con alcuni operatori della progettazione e della produzione. L obiettivo è cioè quello di sfruttare le esperienze fatte nel lavorare insieme e riproporle più volte in modo da rendere più costante e continuo il flusso di informazioni e godere quindi delle sinergie collaborative acquisite nei diversi interventi al fine di capitalizzarle in know how organizzativo e tecnico per la committenza. Questo è avvenuto nelle forme evolute di approccio tradizionale e negli approcci per modelli. 2) Una seconda direzione sposta sul costruttore la completa responsabilità della progettazione e della costruzione dell opera. La committenza assume quindi un ruolo esclusivamente di definizione delle proprie esigenze e di selezione e controllo delle proposte dei costruttori. Viene quindi meno la tradizionale funzione di coordinamento degli operatori da parte della committenza nonché il ruolo del progettista quale consulente fiduciario della committenza, incaricato di tradurne le esigenze attraverso il progetto. 1112 Gli approcci integrati, in cui cioè in capo al costruttore viene integrata l attività progettuale con la realizzativa, sono l espressione di questa direzione dell innovazione di processo. 3) Una terza direzione vede invece il committente impadronirsi in maniera concreta dei poteri decisionali e di governance dell intero processo. In capo alla struttura della committenza si concentrano tutti i poteri decisionali e di scelta e viene meno il meccanismo di un unico interlocutore per il progetto e di un unico costruttore, mentre ci si relaziona con una pluralità di fornitori di beni e di servizi gestiti autonomamente dalla struttura di coordinamento. E questo il caso degli approcci per programmi e per componenti. 4) Una quarta direzione rompe la rigida sequenzialità delle operazioni propria dell approccio tradizionale, riguardando non solo il momento dell esecuzione dell opera ma anche quello progettuale e ha condotto ai cosiddetti approcci basati sul management. Sono le regie di processo più innovative definite dagli anglosassoni anche procurement processes (processi di acquisto), e cioè impostate su un sistema di relazioni di tipo essenzialmente negoziale che vedono le due parti del committente e del costruttore nei ruoli di acquirente e venditore e come figura intermediaria a servizio del committente un agenzia di consulenza. L agenzia svolge pertanto la funzione di gestione del processo per conto del committente e gli interessi di tutti gli operatori vengono dettagliatamente definiti da un sistema di contratti che nel sistema giuridico anglosassone, impostato sulla common law, riveste un ruolo molto più importante rispetto al nostro impostato invece sul diritto (civile e penale). GLI APPROCCI TRADIZIONALI EVOLUTI Stabilizzazione dei rapporti tra committenza e progettazione: Una variante dell approccio tradizionale che costituisce una forma evoluta di organizzazione del processo si ha quando vengono resi stabili i rapporti tra gli operatori della committenza e della progettazione. 1213 Questo avviene quando la committenza tende a organizzare al proprio interno una struttura tecnica di progettazione, come accade in genere con le istituzioni pubbliche e private che gestiscono dei patrimoni immobiliari. A parte gli enti locali e gli enti dello Stato, è per esempio il caso delle Ater per quando riguarda l edilizia residenziale sociale, mentre per le istituzioni private sono gli enti previdenziali, le società di assicurazione, le catene alberghiere, o alcuni grandi promotori immobiliari. In questi casi, generalmente, la struttura tecnica oltre alle funzioni di progettazione svolge anche funzioni di direzione lavori e di gestione degli immobili. Viene pertanto a decadere l episodicità tra committente e progettista che caratterizza l approccio tradizionale e quindi vengono a costituirsi i presupposti per una migliore programmazione in termini di: migliori risposte del progetto ai requisiti della committenza; migliore programmazione nel tempo degli interventi con conseguente ottimizzazione delle risorse; possibilità di professionalizzazione della committenza e presupposto per innovazioni di processo. Gli svantaggi invece si traducono in un maggiore impegno economico nel sostenere una struttura progettuale interna e nel rischio di una cronica inadeguatezza in termini 1314 tecnici e dimensionali per affrontare temi di progetto fuori dall ordinario. Il rischio è cioè che la struttura tecnica interna si fossilizzi su attività e compiti progettuali che siano sempre gli stessi, a meno di una continua attività di aggiornamento e rinnovamento del team, ma con relativi ulteriori costi. Approccio per scorpori: Diretta conseguenza di avere una struttura tecnica stabile interna alla committenza è poter ricorrere più facilmente e frequentemente a un appalto per scorpori, anche se in realtà la caratteristica di questa tecnica è poter essere impiegata anche in presenza di un approccio tradizionale. Rispetto all approccio tradizionale, in cui i produttori di componenti (e le imprese specializzate) sono scelti direttamente dall impresa principale, in quello per scorpori la committenza (supportata dal progettista in qualità di consulente tecnico) salta il ruolo intermediario del costruttore e si relaziona direttamente con alcuni produttori e imprese specializzate. Come infatti si evince dall etimologia della parola [ex-corpore = fuori dal corpo, sottrarre una parte dal tutto] tale sistema consiste nel sottrarre alcune lavorazioni e forniture dal corpo dell appalto da parte della committenza Se quindi nell approccio tradizionale le relazione tra committente e costruttore erano regolamentate da un contratto d appalto e quelle tra costruttore e produttori (imprese secondarie) da contratti di subappalto, con gli scorpori oltre al contratto d appalto principale vi saranno altri contratti d appalto secondari e paralleli con le singole imprese secondarie le cui lavorazioni sono state scorporate. 1415 Tale sistema, in presenza di una struttura tecnica stabile, consente di affiancare all attività di progettazione e realizzazione dell organismo edilizio, anche una analoga relativa a un sistema di componenti andando quindi nella direzione di quello che sarà l approccio per programmi. I possibili vantaggi di questo modello sono: maggior controllo del componente finale da parte del progettista e quindi maggiore garanzia della qualità finale dell opera; risparmio dei costi, in quanto viene meno il sovraccarico dei prezzi da parte del costruttore; potenzialità ad aggregare il mercato dei componenti scorporati, specie con interventi di grandi dimensioni e ripetuti con continuità nel tempo da parte di committenze istituzionali; Gli eventuali svantaggi invece sono: maggior onere per il direttore dei lavori in quanto deve svolgere anche le funzioni di direttore di cantiere; maggior rischio di un allungamento dei tempi e dei costi e peggioramento della qualità se il coordinamento da parte della direzione lavori viene meno; 1516 maggiore probabilità di formazione di riserve da parte dell impresa principale con conseguenti controversie e contenziosi. Autocostruzione e autorecupero: In particolari situazioni alcune relazioni tipiche dell approccio tradizionale si possono modificare generando delle varianti al processo attraverso fenomeni più o meno spinti di aggregazioni di funzioni in capo all operatore principale: il committente. Questi modelli sono chiamati di autocostruzione e autorecupero. L aggregazione di funzioni in capo al committente può essere più o meno spinta e comprendere i ruoli del progettista, del costruttore e nei casi limite anche dei fornitori, in cui cioè il committente progetta e costruisce completamente da solo. E evidente che in questi casi si tratta di interventi in cui non vengono interessate le autorità di controllo, o perché legati a fenomeni illegali di abusivismo o perché si tratta di interventi parziali o di manutenzioni ordinarie, o ancora quando il progettista svolge un semplice ruolo di firmatario assumendo su di sé solo la responsabilità per l istruzione delle pratiche amministrative. Da alcuni anni tuttavia si parla sempre più diffusamente di autocostruzione e di autorecupero in termini strategici e cioè come una modalità organizzativa del processo edilizio capace di dare risposta ai problemi del disagio abitativo. Da alcuni anni sono in corso di svolgimento alcune esperienze in cui attraverso l iniziativa privata di associazioni Onlus o in alcuni casi dei Comuni viene incentivata la formazione di cooperative sociali, in cui i soci si impegnano a prestare parte del loro tempo per l esecuzione dei lavori. In genere i soci sono selezionati tra persone e famiglie italiane e di immigrati che siano disponibili al tipo di attività e che abbiano una minima capacità di pagare le rate del mutuo ipotecario, anche se minime grazie a specifiche convenzioni con le banche, ma comunque necessarie per l acquisto dei materiali, dei macchinari e delle attrezzature. 1617 In genere per questo tipo di iniziative anche quando promosse da associazioni di volontariato o altri enti, è sempre necessaria l intesa e la collaborazione con il Comune che metterà a disposizione le aree edificabili (tra quelle destinate a edilizia residenziale pubblica) mediante convenzioni, e asseconderà l iter amministrativo relativo alle pratiche edilizie e agli oneri di urbanizzazione. In genere la predisposizione di questa regia richiede la presenza di un organizzazione (associazione onlus, ong, coop, ecc. e comunque sempre a scopi sociali) che svolga il ruolo di coordinamento e di mediazione, sia nella selezione e formazione dei soci per l attività di costruzione, sia per l attività di mediazione con professionisti, amministrazioni e istituti di credito. In questa particolare regia l utente/committente è anche costruttore, e scompare pertanto la figura dell impresa generale di costruzioni. Continueranno invece a esserci imprese specializzate e fornitori oltre ai progettisti, il cui ruolo però si svilupperà in un attività di progettazione partecipata. Insieme alla realizzazione di nuove costruzioni il fenomeno riguarda anche il recupero. In questo caso è tuttavia fondamentale l iniziativa dei Comuni in quanto generalmente 1718 sono interessati edifici e fabbricati di proprietà pubblica in stato di abbandono e di degrado in cui viene modificata la destinazione d uso e ricavate residenze, oppure fabbricati occupati abusivamente in cui attraverso tali operazioni si recupera fisicamente e socialmente l edificio con la messa in regola degli abitanti. GLI APPROCCI INTEGRATI: Approccio per appalto concorso Questo tipo di approccio chiamato appalto concorso in ambito pubblico e appalto chiavi in mano in ambito privato, è caratterizzato dal fatto che il costruttore viene selezionato sulla base di un progetto. Tale approccio fa quindi parte, insieme all approccio di progettazione e costruzione, di quei modelli in cui il costruttore è responsabile sia della progettazione sia della costruzione dell opera. Il committente sulla base di un progetto guida elaborato da un suo progettista sceglie il costruttore che avrà l onere di concorrere alla gara con un progetto redatto, a sua volta, da un progettista di sua fiducia. Il livello di definizione del progetto in fase di gara (preliminare, definitivo o esecutivo) dipende dagli obiettivi del committente o dalle norme di legge in vigore in caso di amministrazioni pubbliche. Il costruttore viene così ad assumere oltre ai suoi compiti tradizionali di esecuzione, organizzazione dei mezzi d opera e delle forniture di materiali e componenti anche quelli di messa a punto di un progetto di architettura o ingegneria. Questo tipo di approccio viene in genere adottato quando il committente vuole esplorare una vasta gamma di soluzioni tecnologiche alternative e lascia pertanto libera l impresa di proporle, senza i vincoli di una progettazione preventiva dettagliata a cura degli operatori della committenza come avviene nell approccio tradizionale. L appalto concorso è in genere impiegato per interventi di grandi dimensioni e per questo motivo il committente deve essere caratterizzato da un adeguata capacità economico-finanziaria. 1819 Il ruolo dei principali operatori: L elemento caratteristico di questo approccio è il ruolo svolto dal progettista. La cui figura si sdoppia. Nel ruolo di consulente del committente, il progettista ha il compito di specificare le esigenze e questo prende forma in quello che viene chiamato progetto guida o design brief dagli anglosassoni. L importanza del progetto guida è fondamentale per il buon esito dell approccio in quanto se è di scarsa qualità ne consegue: i progetti dei costruttori non rispondono agli obiettivi della committenza; nel caso di scarse indicazioni i progetti sono troppo differenti e non permettono un efficace confrontabilità; in caso di eccessive indicazioni non si ottengono le proposte alternative e di innovazione tecnologica. Per consentire quindi la capacità propositiva da parte delle imprese il progetto guida non deve essere impostato secondo una logica descrittiva ma secondo una logica residenziale - prestazionale. In Italia questo è applicato correttamente nella procedura che prevedendo a base della messa in concorrenza un progetto preliminare e un capitolato esigenziale - prestazionale. 1920 Inoltre negli appalti privati il consulente-progettista del committente si occuperà della istruttoria dei progetti per la scelta del vincitore. Invece negli appalti pubblici questa funzione viene svolta da un apposita commissione di esperti appositamente nominati. Nel ruolo invece di consulente del costruttore il progettista assume comportamenti molto diversi rispetto all approccio tradizionale. Per il fatto di dipendere dal costruttore è portato a tenere in massimo conto le prassi costruttive e le tecnologie caratteristiche del costruttore. Il rapporto con i produttori di componenti è diretto e assolutamente libero, vincolato solo in minima parte (per quanto attiene le caratteristiche prestazionali) dal progetto guida del committente e consente una progettazione collaborativa ad hoc sul piano tecnico - economico e integrale con gli altri specialisti (impiantisti, strutturisti, ecc). Il ruolo del produttore dei componenti è sempre subordinato al costruttore: i criteri di scelta sono spesso di natura esclusivamente economica e anche le innovazioni tecnologiche proposte dal produttore sono frenate dall esigenza di tenere bassi i costi al fine di confezionare un offerta competitiva. Le caratteristiche dell approccio: Ma quali sono riassumendo i principali pregi e difetti di questo approccio: Pregi: Stabilità nei rapporti progettista-costruttore-produttore di componenti. Incentivo all innovazione tecnologica, sempre che il peso attribuito sia rilevante in sede di gara: il valore tecnico non dovrebbe essere inferiore al 30% del totale tra gli elementi che concorrono alla determinazione dell offerta economicamente più vantaggiosa. Difetti: E oneroso per le imprese, a parte infatti l impresa che vince l appalto, tutti gli altri progetti e tutte le altre offerte vanno perse senza alcuna possibilità di utilizzo. 2021 E un approccio episodico, per interventi concentrati nello spazio e nel tempo. Non consente infatti una continuità di interventi e non dà luogo all aggregazione della domanda. Sono state nel tempo applicate piccole varianti all approccio in forma evolutiva per superare in parte questi principali difetti: a) attraverso una preselezione dei concorrenti in funzione della loro capacità tecnica e operativa; b) attraverso la struttura tecnica del committente (specie se interna) si è teso a unificare la domanda su progetti fra loro simili attraverso la redazione di progetti guida fondati su schemi coordinati e ripetitivi; c) un livello di definizione del progetto in fase di gara non esecutivo, al fine di limitare le risorse impiegate e migliorare la sostenibilità economica dell approccio. La procedura dell appalto concorso nel nostro ordinamento (che consente di attuare tale approccio in Italia da parte della committenza pubblica) è attuata all articolo 53 comma 2 lettera c) del codice dei contratti che prevede un progetto preliminare a base di gara e un progetto definitivo in fase di selezione delle offerte. Secondo l ordinamento italiano il soggetto che si aggiudica la gara dovrà successivamente redigere il progetto esecutivo per poter iniziare i lavori. Approccio di progettazione e costruzione L approccio di progettazione e costruzione costituisce una variante evoluta dell approccio per appalto concorso in quanto cerca di risolvere alcuni dei difetti e primo fra tutti lo spreco delle molte progettazioni e dei relativi costi improduttivi. Fu attuato in Italia con l introduzione della procedura dell appalto di progettazione e costruzione da parte della legge 584/1977, la legge di recepimento della prima direttiva sugli appalti pubblici in Europa (71/305/Cee). L articolo 24 comma b infatti recitava: la licitazione privata viene indetta sulla base di indicazioni progettuali da parte dell Ente appaltante e di un bando di gara in cui sono menzionati tutti gli elementi di valutazione [ ] in merito a una pluralità di elementi 2122 variabili secondo l appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento e al valore tecnico dell opera che i concorrenti si impegnano a fornire. Viene cioè per la prima volta introdotto in Italia il sistema di aggiudicazione fondato sull offerta economicamente più vantaggiosa che consentiva alle amministrazioni di scegliere l impresa non unicamente sulla base del prezzo o di un progetto completo (vedi appalto concorso) ma in base a una pluralità di elementi progettuali ed economici, demandando la redazione del progetto solo successivamente all aggiudicazione dell appalto In questo approccio il compito del committente è mettere a punto, insieme al suo progettista, un quadro esigenziale, una serie cioè di indicazioni che può consistere in un semplice capitolato prestazionale o spingersi oltre nella definizione: in un progetto preliminare fino a un progetto definitivo e che assume la funzione di progetto guida. Sulla base del progetto guida, nella fase di gara per la selezione dell impresa verrà chiesto ai concorrenti di dimostrare la propria capacità tecnica e la vantaggiosità delle 2223 loro offerte attraverso una serie di schede tecniche che costituiranno una sorta di simulazione progettuale: in genere stralci del progetto esecutivo, dettagli di alcune parti significative, o specifiche soluzioni tecniche su problemi messi in evidenza dal progetto guida, elementi cioè capaci di dimostrare, insieme a un offerta di prezzo, la qualità della proposta e che viene in genere completata da un programma dei lavori che esprime la capacità organizzativa dell impresa (tempi, qualità, costi). Una volta individuata l impresa vincitrice, viene stipulato il contratto e quindi inizia la seconda fase dell approccio: quello della progettazione esecutiva e dell esecuzione. La progettazione esecutiva viene pertanto svolta dall impresa aggiudicataria dei lavori e il committente nomina un suo consulente, una sorta di direttore della progettazione, con il compito di seguire la redazione del progetto esecutivo da parte dell impresa. Questa figura ha lo scopo di garantire il rispetto delle esigenze del committente espresse nel progetto guida e le indicazioni promesse in fase di offerta dall impresa. L integrazione della progettazione esecutiva e dell esecuzione comporta la potenzialità di avere una sovrapposizione delle due attività e non essere necessariamente una di seguito all altra. Questo consente di anticipare certi lavori, come quelli di scavo o di fondazione prima dell aver ultimato la progettazione esecutiva della parte impiantistica o degli allestimenti interni, ecc. E cioè quel modello tipicamente anglosassone che viene chiamato early tendering o degli appalti anticipati che permette una notevole contrazione dei tempi di esecuzione dell opera, ma che in Italia non è possibile attuare per la tradizionale separazione tra fase progettuale ed esecutiva stabilita già dalla legge Merloni nel In Italia tale approccio è attuato dalla procedura prevista all articolo 53 comma 2 lettera b) del codice dei contratti, in cui sulla base di un progetto definitivo predisposto a base di gara dalla pubblica amministrazione, è possibile effettuare una gara con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa e riservare la progettazione esecutiva insieme alla relativa esecuzione dell opera, all impresa aggiudicataria dell appalto. 2324 L esperienza anglosassone: All estero, in particolare negli Stati Uniti, nei cosiddetti approcci a gestione integrata (sistemi di procurement integrato) si comprendono forme diverse di organizzazione a seconda dell estensione della discrezionalità del costruttore nelle scelte operative ma in cui è comunque sempre il costruttore ad assumere la leadership del processo e a coordinare progettazione e costruzione: Turn-key project; Developer proposal; Package deal; Design/build; Early tendering; Mentre i primi tre corrispondono alle formule di appalto chiavi in mano gli ultimi due sono appalto di progettazione e costruzione. In particolare la formula dell Early tendering (appalto anticipato) permette al committente di scegliere il costruttore e affidargli il contratto quando ancora il progetto è definito solo nelle sue linee generali. In questo modo il costruttore si farà carico di iniziare immediatamente la costruzione e al tempo stesso di completare il progetto. Questo suppone che il costruttore abbia una struttura tecnica interna di progettazione e il vantaggio, per entrambe le parti, consiste in una riduzione dei tempi di intervento, in quanto esiste una sovrapposizione tra fase progettuale ed esecutiva. Il costruttore è quindi responsabile che l opera nel suo complesso soddisfi le esigenze del committente. Questo viene in genere assicurato dalla supervisione di consulenti della committenza che controllano la coerenza tra le linee generali del progetto iniziale e gli avanzamenti progettuali predisposti dal costruttore (verso l approccio per agenzie). Questa formula può anche formularsi nella variante del phased bidding (appalto in più fasi) che consiste nell anticipazione dell appalto di alcune parti dell edificio (eventualmente come appalto concorso) rispetto alle altre, ma anche questa variante è maggiormente usata nel caso degli approcci per agenzie, e cioè con la presenza di una struttura esterna di coordinamento del processo. La formula del Package deal (appalto tutto compreso, vendita a pacchetto), rappresenta lo stadio più spinto di appalto concorso, in cui scompare la figura del progettista consulente del committente e ogni attività di progettazione è delegata al costruttore. In questo approccio il grado di fiducia riposto nell appaltatore è massimo e il vantaggio 2425 per il committente consiste in una riduzione dei costi per via della delega anche progettuale al costruttore. L APPROCCIO PER MODELLI L approccio per modelli è anch esso un evoluzione dell approccio per appalto concorso, per risolvere in termini più razionali e coordinati molte carenze di quell approccio. Questa formula, in forme abbastanza simili, ha caratterizzato fino agli anni 80 le politiche tecniche di alcuni Paesi europei e in particolare della Francia, della Danimarca e in misura minore dei Paesi dell ex-blocco socialista compresa l ex-unione Sovietica. Per le sue caratteristiche può essere impiegato in tutti quegli interventi per i quali possono essere definiti assetti tipologici stabili e precisati come residenze, scuole, edifici industriali di piccole dimensioni, ecc. In particolare è stata significativa l applicazione che ne è stata fatta in Francia negli anni 60 e 70, in cui più propriamente si parla di una politica dei modelli per significare il ruolo strategico che ha assunto, divenendo per circa dieci anni uno dei punti di forza dell attività dello Stato in tema di pianificazione e programmazione degli interventi edilizi nel campo dell edilizia residenziale pubblica. Attraverso la politica dei modelli lo Stato francese puntava a ottenere una maggiore flessibilità nella progettazione e realizzazione delle abitazioni e un miglioramento qualitativo sia a livello dei componenti sia a livello dell intera sistema ambientale. Questo approccio costituiva inoltre il passaggio da una logica produttiva fondata sui sistemi chiusi tipici della prefabbricazione pesante a una logica basata sulla flessibilità e intercambiabilità dei componenti tipico dei sistemi aperti. La struttura dell approccio: L approccio per modelli è organizzato in due fasi ben distinte: la fase di predisposizione dei modelli per la costituzione di un repertorio; la fase di progettazione e realizzazione degli interventi; 2526 1 Fase: Nella prima fase, un promotore, ovviamente di grandi dimensioni, lancia a scadenze prefissate un bando per la costituzione di un repertorio di progetti-tipo (modelli) indicando un limite massimo di costo. Al bando rispondono i costruttori che insieme ai loro progettisti presentano un offerta che ha come contenuto: un procedimento costruttivo accompagnato da un repertorio tipologico, caratterizzato da varie possibilità di aggregazione, e il relativo costo per ogni tipologia edilizia e che deve risultare inferiore a certi massimali (modello). Le diverse offerte vengono poi analizzate da un apposita commissione che sceglie quelle che corrispondono meglio ai requisiti espressi nel bando e in particolare: a) il procedimento costruttivo deve essere caratterizzato da buoni livelli di flessibilità e adattabilità in funzione di diverse possibili situazioni insediative e di contesto; b) il repertorio tipologico deve possedere a sua volta quella variabilità e flessibilità per potersi adattare a differenti contesti e richieste della domanda; c) il costo deve essere inferiore nelle diverse varianti al prezzo prefissato. 2627 Ai modelli selezionati e vincitori viene attribuita una certificazione (agrément) e vanno quindi a costituire il repertorio (nazionale, regionale, ecc.) del promotore. 2 Fase: Nella seconda fase intervengono altri promotori, che sono le vere stazioni appaltanti degli interventi edilizi. I singoli promotori, facendo riferimento al repertorio nazionale, acquistano quindi i modelli trattando direttamente con i costruttori (titolari del modello) entro limiti di prezzo già prestabiliti e conosciuti. Un progettista incaricato dalla stazione appaltante svilupperà quindi il progetto dell insediamento tenendo conto del modello utilizzato. Il costruttore è quindi ancora l operatore fondamentale del processo, è infatti responsabile della progettazione, della scelta dei materiali e dei componenti e della gestione dei lavori. Tuttavia il committente assume un ruolo di regista più importante rispetto agli approcci finora visti che permetterà, nell esperienza francese, di passare gradualmente da questo approccio a quello per componenti. Il ruolo dei principali operatori: La figura del promotore generalmente si sdoppia. Il promotore della prima fase che assume il compito di definire i requisiti da inserire nel bando e di procedere successivamente all istruttoria, deve necessariamente essere dotato di una struttura tecnica interna molto efficiente o, come nell esperienza francese, ricorrere a organismi tecnici esterni. In questo approccio è infatti determinante la specificazione delle esigenze da inserire nel bando che assumono una precisa funzione normativa nei confronti del processo. Anche la fase istruttoria, basandosi essenzialmente su valutazioni tecniche e qualitative, in quanto i prezzi massimi sono già prefissati nel bando, necessita di una struttura tecnica capace di valutare questi aspetti. I promotori della seconda fase sono in genere le piccole stazioni appaltanti pubbliche come Comuni, Ater, ecc. che grazie a questo approccio possono godere di prodotti e di tipologie evolute e pre-controllate, a costi prefissati e, soprattutto, con tempi procedurali 2728 molto ristretti data la possibilità di ricorrere alla trattativa privata con le imprese detentrici del modello certificato. Assume un importanza determinante al fine della riuscita dell approccio, la capacità da parte del promotore della prima fase di convincere e coinvolgere i promotori-attuatori della seconda fase di ricorrere ai modelli. Solo infatti con un ampia partecipazione di questi ultimi è possibile costituire una vera aggregazione della domanda e quindi garantire ai costruttori, autori del modelli, una continuità di commesse. Il progettista invece può assumere tre differenti ruoli: può dipendere dal promotore (della prima e della seconda fase), e quindi nel primo caso svolgerà una funzione essenzialmente di tipo normativo e di controllo: messa a punto delle esigenze e delle specifiche tecniche per la stesura del bando, e verifica e selezione tecnico, qualitativa e architettonica dei modelli presentati; mentre nel secondo caso svolgerà una funzione più tradizionale, in quanto dovrà progettare l insediamento sulla base del modello scelto dal committente e in base all informazione tecnica e progettuale fornita dall impresa titolare del modello. può dipendere dal costruttore che propone il modello, in questo caso ha un ruolo di specialista in un gruppo interdisciplinare in cui confluiscono competenze tecnologiche, strutturali, impiantistiche, architettoniche e tecnico-economiche; occorre infatti mettere a punto un procedimento costruttivo e studiare le diverse ipotesi aggregative e tipologiche coordinando i diversi tipi di prodotti e componenti necessari; può essere il proponente di un modello, in questo caso unirà al ruolo progettuale anche quello imprenditoriale; Il costruttore assume anche i questo approccio il ruolo di leader: una volta rispettate le prescrizioni economiche, tipologiche e qualitative imposte dal promotore nel bando, è infatti libero di proporre tecniche, tecnologie e assetti organizzativi. Tuttavia come nell appalto concorso, anche se in misura minore, il costruttore si deve impegnare in un progetto (il modello) che potrebbe essere infruttuoso. La definizione 2829 del modello richiede infatti una progettazione di dettaglio e di tipo specialistico tale da dover spesso essere verificata mediante prototipi. Tutto questo comporta investimenti spesso gravosi per imprese di piccole e medie dimensioni. Se il modello costituisce poi una proposta valida per una arco di tempo relativamente lungo, questo permette un rapporto maggiormente stabile tra costruttore e produttori di componenti che possono intervenire direttamente nella progettazione del modello. Come i progettisti possono riunirsi e proporre un modello, così in questo approccio è data la possibilità anche ai produttori di componenti di consorziarsi e, reperite le competenze necessarie di carattere progettuale, possono proporre un loro modello. GLI APPROCCI PER PROGRAMMI Il concetto di approccio per programmi è quello di permettere al committente di gestire più interventi in modo unitario e programmato nel tempo. Possono essere considerati un evoluzione dell approccio per scorpori in quanto utilizzano lo stesso meccanismo, ma all interno di un accurata programmazione e gestione da parte della committenza, non finalizzata alla realizzazione di un singolo edificio, ma applicata a una pluralità di interventi distribuiti per un dato periodo di tempo (durata del programma in genere 2 o 3 anni). Le dimensioni dell operazione devono pertanto essere grandi, tuttavia non è importante per questi approcci la concentrazioni fisica degli interventi, ma in tutti le esperienze gli interventi sono sparsi sul territorio e interessano vaste regioni. Sotto la classificazione di approcci per programmi sono comprese diverse modalità organizzative, tutte caratterizzate da un forte intervento tecnico gestionale della committenza che viene ad assumere un ruolo predominante nell intero processo. Il committente si assume infatti direttamente i compiti di programmazione, di organizzazione del processo e di progettazione e delega solamente le funzioni tecnicoesecutive. Al contrario l impresa di costruzioni perde quella condizione di preminenza tecnica e organizzativa che ne caratterizza la leadership nei precedenti approcci. 2930 Esistono due principali versioni dell approccio per programmi derivate dalle due più significative esperienze a riguardo: quella della Gran Bretagna e quella del Nord America. I primi ad avere sperimentato questa innovazione di processo sono stati gli inglesi fin da metà anni 50 nel settore dell edilizia scolastica, con la costituzione del consorzio Clasp (Consortium of local authorities special programme) e l applicazione dell approccio inizialmente nella regione di Nottingham. Successivamente i consorzi scolatici si sono diffusi in tutto il Paese interessando circa il 40 per cento dell edilizia scolastica. La seconda versione, più evoluta, è quella statunitense dei primi anni 60 promossa, sull esempio inglese, da un consorzio di 14 distretti scolastici della California, il Scsd (School construction systems development) che sarà il primo di un intensa applicazione non solo nel settore dell edilizia scolastica ma anche in altri settori come quello militare, commerciale, ospedaliero, dell edilizia residenziale pubblica, ecc. La versione inglese: La Gran Bretagna fu la prima a consorziare più distretti scolastici per sviluppare una nuova strategia di processo con l obiettivo di aggregare la domanda (committenza scolastica) per ottenere dall offerta (imprese e produttori), le migliori condizioni sia qualitative sia economiche, e assicurando un programma di forniture nel tempo con modalità e caratteristiche prestabilite e, allo stesso tempo, ripartire tra numerosi committenti (i distretti scolastici consorziati) i relativi costi. Una committenza così rafforzata si pone quindi come controparte di prestigio nei confronti dell offerta e, riesce a scorporare dall appalto l acquisto di alcuni componenti di serie, ottenendo un prezzo migliore che se li lasciasse comprare di volta in volta dal costruttore per ogni singolo edificio. L approccio si può riassumere in due principali fasi: Prima fase: progetto di sistema e selezioni dei produttori a sistema 3031 Il committente attraverso una struttura tecnica interna (Development group, l ufficio tecnico consortile) mette a punto il progetto del programma globale di intervento (progetto di sistema) che costituisce una sorta di normativa interna dell approccio. Il progetto di sistema deve innanzitutto recepire le esigenze e richieste dei committenti consorziati e contiene indicazioni: organizzative (rapporti tra gli operatori); amministrative (criteri di appalto); tecniche (descrizione dei componenti); tipologiche (criteri di progettazione degli organismi edilizia). Nella versione inglese il progetto di sistema è molto completo e riguarda sia le indicazioni normative e amministrative per la definizione e il funzionamento del programma, sia la progettazione del procedimento costruttivo e quindi dei componenti. Sulla base delle indicazioni del progetto di sistema vengono così selezionati i produttori di componenti che realizzeranno le parti a sistema. Nell esperienza inglese i produttori di componenti sono stati parte attiva nella progettazione dei componenti integrati attraverso una collaborazione con la struttura tecnica della committenza e investendo in progettazione e prototipazione. Questo è stato possibile grazie alla garanzia offerta ai produttori di ottenere la fornitura per la durata dell intero programma, mediante la possibilità offerta dalla legge inglese di ricorrere alla trattativa privata. In altri casi (come anche negli Usa) si è invece più frequentemente ricorso all appalto concorso. Seconda fase: progettazione e realizzazione degli interventi Nella seconda fase i progettisti della struttura tecnica interna alla committenza si occupano della progettazione dei diversi organismi edilizi sulla base delle indicazioni tipologiche definite nel Progetto di sistema e sulla base dei componenti forniti dai produttori delle parti a sistema. I produttori di componenti delle parti a sistema sono tenuti a collaborare al montaggio in cantiere dei componenti da loro forniti, mentre la programmazione 3132 esecutiva e il coordinamento delle operazioni è affidata all impresa di costruzioni che si occupa della realizzazione delle opere extrasistema (movimenti terra, fondazioni, impermeabilizzazioni, opere a umido) che possono variare dal 25 al 60 per cento dell importo del contratto. La versione nord americana: Negli Stati Uniti questo tipo di approccio è conosciuto come approccio per sistemi (systems approach) ma è sostanzialmente una reinterpretazione, con piccole modifiche, delle esperienze compiute in Gran Bretagna. Nella versione statunitense l elemento più significativo è dato dallo sdoppiamento della committenza, un po come accadrà in Francia con i modelli. Anche in questo caso è possibile distinguere due fasi: Prima fase progetto di sistema e catalogo dei componenti Al contrario che in Gran Bretagna non esiste una struttura tecnica interna alla committenza, ma l organo centrale di promozione del sistema, il Scsd nel nostro caso, incarica un agenzia tecnica esterna, il Bsd (Building system development) di provvedere alla definizione del progetto di sistema e quindi di definire la programmazione degli interventi. 3233 Il Bsd è uno studio professionale fondato da architetti inglesi che avevano già partecipato all esperienza dei consorzi britannici. Il progetto di sistema messo a punto dal Bsd aveva la stessa funzione normativa degli esempi britannici e quindi destinato a guidare l intero processo con le sue prescrizioni organizzative e amministrative, mentre, per quanto riguarda gli aspetti progettuali, si basava su prescrizioni funzionali notevolmente innovative. La novità rispetto all esempio britannico consiste nell uso sistematico delle specifiche di prestazione (performance specifications) per i diversi subsistemi, in quanto i prodotti già disponibili sul mercato per queste funzioni erano considerati inadeguate o a prezzi proibitivi per i distretti scolastici californiani: struttura; partizioni; soffitto con funzione illuminante; impianto di riscaldamento, ventilazione, condizionamento (climatizzazione). Per la prima volta viene utilizzato il termine specification (che sta per specifica tecnica e corrisponde alla descrizione tecnico/descrittiva dei nostri capitolati) unito al termine perfomance, e cioè prestazione. Nasce cioè un documento che si basa sulla specificazione delle prestazioni funzionali richieste: un capitolato prestazionale sulla cui base viene per la prima volta bandita una gara di appalto (di componenti). A differenza così dei consorzi scolastici inglesi che progettarono direttamente il sistema edilizio, le sue parti e i singoli componenti, i committenti americani si sono dedicati soprattutto agli aspetti organizzativi e alla cosiddetta progettazione ambientale (funzionale-spaziale) del sistema (in particolare per quanto riguarda le richieste di flessibilità degli spazi destinati alla didattica) delegando quindi ai produttori lo sviluppo tecnologico dei componenti. Al termine della gara (in genere appalto concorso) in cui viene selezionato un solo vincitore per ciascun subsistema, la struttura tecnica della committenza (Bsd) coordina i diversi produttori, mettendoli in reciproco contatto per curare le soluzioni di interfaccia 3334 tra componenti contigui. Una volta definitivamente definiti i progetti dei vari subsistemi viene predisposto dal Bsd il catalogo dei componenti (system catalogue) nel quale sono descritti tipi, caratteristiche, dimensioni e modalità di assemblaggio dei diversi componenti. Seconda fase: progetto e realizzazione dell insediamento Nella seconda fase si ha l attuazione dell approccio. I committenti locali (distretti scolastici consorziati) gestiscono autonomamente la realizzazione degli interventi sulla base del programma predisposto dalla Scsd. Ciascun distretto scolastico competente per territorio scelse quindi il proprio progettista di fiducia per la progettazione delle nuove scuole. Il progettista dell intervento era così chiamato a sviluppare il proprio progetto sulla base delle prescrizioni progettuali contenute nel progetto di sistema e sulla base del catalogo dei componenti, per le parti a sistema. Una volta definito il progetto dell intervento, i distretti scolatici hanno quindi selezionato le imprese (tutte a livello locale) per la realizzazione delle parti extrasistema. Il ruolo dell impresa è stato più o meno esteso a seconda del distretto scolastico, in alcuni casi si è limitato alla semplice realizzazione delle parti extrasistema, e quindi la gestione di tutte le forniture e del cantiere è stata svolta dal progettista-direttore lavori della committenza oppure si è estesa anche al coordinamento e gestione di tutte le fasi esecutive, coordinando anche il montaggio delle parti a sistema. In questo secondo caso sono stati trasferiti all impresa i contratti di fornitura dei componenti a sistema e l impresa ha svolto un ruolo cosiddetto di general contractor facendosi retribuire con un rimborso a percentuale per il maggior lavoro gestionale. 3435 Un elemento fortemente problematico per i suoi risvolti sul contesto dei mercati locali ha riguardato il livello di estensione delle parti a sistema definite dal programma. La decisione di dare grande estensione al sistema e quindi aumentare il numero delle parti concepite e progettate a priori dello specifico intervento e acquistate a monte dal promotore del programma a scapito delle parti extrasistema e cioè concepite e realizzate in maniera tradizionale ha creato diverse conseguenze. Da una parte si incentiva la produzione industriale legata all edilizia, si creano rapporti tra i diversi produttori di componenti che possono arrivare a consorziarsi fra di loro, si innesca quell innovazione tecnologica legata all innovazione di prodotto per l incentivo di sviluppare soluzioni tecnologicamente innovative. Dall altra però la riduzione delle opere extrasistema toglie potere decisionale alle amministrazioni locali, in quanto ogni scelta viene effettuata a monte, e soprattutto vengono fortemente ridimensionati i ruoli del progettista dell intervento e le imprese locali. In entrambi i casi (Gran Bretagna e Usa) tuttavia, il committente stabilisce un diretto contatto con i produttori di componenti (e quindi l industria manifatturiera legata all edilizia) scavalcando il filtro dell impresa di costruzioni. E questa una delle caratteristiche strategicamente più importanti di questo approccio in quanto mette in 3536 luce tutta una serie di capacità tecniche e manageriali presenti nell industria dei componenti che invece sono mortificate nel ruolo subalterno e frammentario che caratterizza tutti gli altri approcci. I produttori di componenti, fornendo i propri servizi tecnici, commerciali e produttivi direttamente al committente, devono dotarsi di una struttura tecnica progettuale (interna o esterna) capace di tradurre in termini operativi le specifiche formulate dai progettisti del sistema e di eseguire operazioni di sviluppo e di ricerca nel caso di nuovi prodotti. A parte il caso del Clasp britannico infatti in tutti gli altri casi sono stati i produttori stessi a progettare i propri componenti coordinandosi con altri produttori per ottenere la perfetta integrazione dei rispettivi componenti. Grazie a questo ruolo dei produttori di componenti, questo approccio è stato significativo non solo per gli aspetti innovativi legati al processo, ma anche per le ricadute sull innovazione di prodotto. Così per esempio grazie all approccio per programmi sono state applicate all edilizia tecnologie proprie dell industria aeronautica, navale, di quella elettronica e di quella siderurgica. Entrano in cantiere le pareti interne mobili scorrevoli (manovrabili), le pareti attrezzate, i sistemi di riscaldamento-condizionamento a mobiletto (ventilconvettori), le strutture reticolari metalliche premontate in fabbrica, i siliconi per sigillature, il pvc e altre materie plastiche, i sistemi di controsoffittatura integrata con apparecchi d illuminazione e bocchette di immissione dell aria, i tubi di rame di piccolo diametro e quelli flessibili in plastica per il passaggio dei fluidi degli impianti, Un limite di questo approccio riguarda l effettiva apertura del mercato dei componenti in quanto, anche in questo caso, il catalogo dei componenti era chiuso all interno del programma e valeva solo per la durata del programma. Il tentativo che quindi si fece fu di coordinare i diversi programmi in atto in un determinato Stato, in modo da permettere un intercambiabilità dei componenti tra i differenti programmi. Si tratta cioè dell evoluzione dagli approcci per programmi in approcci per componenti. 3637 GLI APPROCCI PER AGENZIE (A ORIENTAMENTO MANAGERIALE) Nell esperienza nordamericana si è visto come nell ambito degli approcci per programmi si sperimentino forme evolute di gestione del processo. Ciò ha aperto la strada all apporto tecnico di agenzie a servizio della committenza capaci di gestire processi costruttivi sempre più complessi. I cambiamenti della struttura della domanda professionale 2 rappresentata dalla grande committenza pubblica sempre meno attrezzata ad affrontare la promozione e la gestione di processi edilizi complessi, il crescente ruolo del promotore privato non professionale nelle operazioni di riqualificazione e trasformazione urbana anche di notevole importanza, porta sempre più frequentemente alla necessità di appoggiarsi ad agenzie di consulenza che assicurino la completa gestione dell intervento e il raggiungimento del risultato, attraverso la contrazione dei costi e dei tempi e la valorizzazione della qualità finale dell opera. Le caratteristiche di questi modelli organizzativi sono: - si tratta per lo più di interventi concentrati spazialmente, e cioè singole grandi opere capaci però di richiedere investimenti pari a quelli necessari per un intero dei vecchi programmi; - i committenti non sono in genere professionali, pertanto è particolarmente spontaneo il loro ricorso ad agenzie esterne; - i committenti, a fronte del grosso impegno finanziario, hanno la prioritaria esigenza del rispetto dei costi, dei tempi, e della qualità, in quanto valore aggiunto che consente la commercializzazione del bene e il rendimento del capitale investito nel tempo (life cycle cost). - elemento cardine di tutti i rapporti (committenza-agenzia; agenzia-contractors; contractors-subcontractors) è il contratto, che assume anche un ruolo strategico per la gestione dell intero processo. 2 Con domanda professionale si intende quella committenza che opera continuativamente e professionalmente nel settore della promozione immobiliare conoscendone gli aspetti e le caratteristiche peculiari. 3738 - Le agenzie rispondono contrattualmente del risultato nei confronti del committente, nel senso che si impegnano a un obbligazione di risultato per la consegna dell opera secondo quanto pattuito nel contratto. Per gestire questa nuova complessità vengono quindi ereditate e sviluppate quelle tecniche gestionali utilizzate nelle ultime generazioni di approcci per programmi e per componenti per ottenere economie di processo. I nomi più ricorrenti di queste nuove regie sono: Construction management (gestione della costruzione), Project management (gestione del processo/intervento) e Management conctracting (gestione degli appalti). Le differenze fra queste regie sono, a seconda dell applicazione, minimali, e spesso all interno di uno stesso intervento possono coesistere più regie contemporaneamente, suddivise per pacchetti di subsistemi. Non esiste pertanto una regia migliore delle altre in assoluto, ma ognuna può essere più o meno adatta secondo la situazione. In tutti gli approcci a orientamento manageriale esiste tuttavia una caratteristica fondamentale che li accomuna: la separazione netta tra progetto e costruzione, nel senso che non esiste alcuna commistione tra gli operatori al servizio del committente e gli operatori dell offerta, e cioè imprese di costruzione e fornitori/produttori di componenti. Construction Management: Fra gli approcci a orientamento manageriale il Construction management è stato il primo ad avere avuto applicazione già negli anni 40 negli Usa e dal 1975 la Gsa (General services administration) e cioè l organismo committente di tutti gli edifici federali costruiti negli Stati Uniti, lo ha reso obbligatorio per la gestione degli interventi superiori ai 10 milioni di dollari. In questo tipo di regia l autore del progetto architettonico e il construction manager sono separati e indipendenti e vengono entrambi scelti dal committente. Per funzionare al meglio occorre che le due organizzazioni si relazionino e si integrino profondamente tra loro stabilendo un efficiente flusso di informazioni. Per far questo 3839 sarebbe opportuno che progettista e construction manager venissero nominati contemporaneamente in modo da coordinarsi fin dai primi passi progettuali. In alcuni casi il construction manager viene scelto prima del progettista architettonico e proprio nel ruolo di consulente di fiducia assiste il committente nella scelta del progettista che può avvenire anche su base concorsuale su un pre-progetto o sul costo offerto per la prestazione. Progettista e construction manager sono quindi due organizzazioni con le seguenti competenze: - il design team (gruppo di progettazione) in genere capeggiato da un architetto di firma ha il compito di redigere il progetto dell opera, un progetto architettonico ma dettagliato, paragonabile a un nostro definitivo/esecutivo, in cui è chiaramente definito oltre all immagine architettonica dell edificio, ogni particolare tecnico, tecnologico e impiantistico, e naturalmente i costi; - l agenzia di construction management, in genere una società di ingegneria (engineering), assume il compito di: - assistere il progettista architettonico nella redazione del suo progetto affinché sia realizzabile; - predispone quindi il progetto esecutivo molto dettagliato, che potrebbe corrispondere al nostro esecutivo/costruttivo, progetto necessario sia a realizzare l opera non lasciando alcuna scelta alle imprese, sia capace di coordinare il montaggio delle diverse parti in cantiere; - predispone la documentazione di gara e assiste il committente nella scelta delle imprese appaltatrici; - gestisce e coordina il cantiere con funzioni simili alla nostra direzione lavori/direzione cantiere assicurando il rispetto di tempi, costi e qualità; - svolge le verifiche e i collaudi finali. 3940 Il construction manager è legato contrattualmente al committente e l oggetto del contratto è di consegnare l opera nel rispetto innanzitutto delle scadenza temporale e dei costi preventivati. Secondo questa obbligazione di risultato (che in Italia è contratta unicamente dall impresa di costruzioni), il construction manager deve gestire il processo di realizzazione con la maggior efficienza possibile. Questo a volte ha creato problemi con il progettista architettonico (e soprattutto quando il construction manager è stato nominato a progetto architettonico già chiuso) che si è visto l opera realizzata differentemente dal suo progetto, proprio perché il construction manager in sede esecutiva per rispettare costi e tempi tende a semplificare alcune parti del progetto. In tutte le forme di approcci per agenzie, le imprese costruttrici, i produttori, e i fornitori sono oggetto di contratti separati. Non esiste cioè la figura di un impresa generale che ricorre a subappalti, ma viene gestito tutto unicamente dal construction manager. 4041 Project Management (Design and Manage) Questa regia di processo si distingue dalla precedente per il solo fatto che viene integrata anche la fase del progetto architettonico. In sostanza il project management è un construction management al quale si unisce anche la competenza per tutta l attività progettuale. In questo caso il committente incarica un solo operatore in grado di assicurargli un servizio completo di progettazione, assistenza ai contratti e di coordinamento dei lavori. Il project management pertanto assume il ruolo di un vero e proprio gestore dell intero processo. Le sue competenze, oltre a quelle già viste nel construction management e di redazione del progetto in tutte i suoi livelli, si possono estendere anche ad attività di programmazione per conto del committente e quindi nella definizione degli users requirements o del design brief, oppure estendersi anche ad attività di promozione e quindi per esempio alla ricerca dei finanziamenti per la realizzazione dell opera e degli eventuali acquirenti/locatari in caso di operazioni immobiliari. La locuzione project management oggi è molto diffusa e non riguarda solo il mondo delle costruzioni ma qualsiasi comparto produttivo nel campo dell industria e dei servizi. Quando si parla di project management s intende infatti una filosofia organizzativa capace di gestire qualsiasi processo di produzione nella sua interezza: dalla sua concezione alla sua realizzazione, attraverso l integrazione interdisciplinare 4142 gestita con tecniche di controllo e coordinamento delle risorse umane e materiali, dei tempi e dei costi. D altronde i princìpi del project management nascono negli anni 30 negli Usa proprio in campo industriale per beni di largo consumo con l individuazione del product manager, cioè un operatore responsabile di un prodotto (o una linea di produzione) dalla sua concezione alla sua realizzazione e assistenza post-vendita. Oggi molto spesso all interno di grosse imprese di costruzioni, o di produttori di componenti, tale figura corrisponde al project manager, che assume lo stesso ruolo assunto dal product manager nel campo della produzione industriale, si tratta cioè del responsabile di una commessa o un cantiere (o più, se ha una gestione territoriale) dalle iniziali fasi di rapporto con il committente e con i progettisti fino alla sua realizzazione e manutenzione. Rispetto agli altri approcci il project management si caratterizza per le modalità di coordinamento e gestione al suo interno, al fine di fornire una risposta efficiente alle attese del committente. Si parla pertanto di tecniche di project management che negli anni sono state elaborate e applicate in importanti processi per poi essere diffuse innanzitutto nei casi di approcci per agenzie ma anche in processi edilizi più semplici come il tradizionale. Nascono così tecniche di controllo dei costi, dei tempi, di gestione della forza lavoro, di gestione dei contratti con l obiettivo di pianificare il processo di produzione tenendo conto di tutte le variabili possibili. La Work breakdown structure (Wbs), traducibile come struttura analitica del progetto, messa a punto dalla Nasa per il programma Apollo, è la tecnica maggiormente utilizzata nel project management. Essa permette di semplificare progetti complessi attraverso l applicazione del principio di scomposizione in elementi semplici, consentendo di controllare tempi, costi e prestazioni e assegnando responsabilità a ogni attività. Viene utilizzata la rappresentazione ad albero gerarchico in cui vengono individuate delle macroattività che a loro volta si scompongono in microattività o work packets. Ad 4243 ogni attività è assegnata una data e ora di inizio e di fine, la persona che deve svolgerla, i relativi costi. Esistono inoltre altri tipi di Breakdown structure come l Organization breakdown structure (Obs) con scopi più gestionali definendo quali elementi del lavoro sono assegnati alle varie unità organizzative (chi fa cosa). Oppure la Resource breakdown structure (Rbs) analogo all Obs ma che sostituisce alle unità organizzative gli identificativi del personale. Altre particolari tecniche come l Earned value method (Evm), valutano la prestazione economica di un progetto durante l avanzamento dei lavori confrontando i costi effettivi con quelli pianificati. O ancora tecniche più sofisticate come la Graphical evaluation & review technique (Gert) che permette di stimare sia l incertezza della durata delle attività sia quella dell avanzamento e dei relativi costi di un progetto. Tutti strumenti e tecniche per ottimizzare dal punto di vista organizzativo e metodologico le attività lavorative degli operatori con l obbiettivo di pianificare anche il margine di incertezza in maniera sempre più precisa. Testimonianza dell interesse diffusosi per il project management negli Usa a partire dagli anni 60 e 70 è stata la fondazione nel 1969 a Philadelphia di un organizzazione professionale chiamata project management institute (pmi) a cui attualmente sono iscritti più di 200 mila professionisti e società sparse in tutto il mondo e che ha lo scopo di promuovere la cultura del project management. Secondo la definizione che ne viene data dalla guida ufficiale al Project Management redatta dal pmi (A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), Third Edition, 2004): Project management è l applicazione di conoscenza, capacità, strumenti e tecniche per un ampio campo di attività al fine di rispondere ai requisiti di un particolare intervento. Secondo il Pmi il project management comprende cinque Project management process groups: (Fasi o sottoprocessi del Project management) - Initiating processes (fase di avvio dell intervento); - Planning processes (fase della pianificazione-programmazione); 4344 - Executing processes (fase esecutiva); - Monitoring and controlling processes (fase di monitoraggio e controllo); - Closing processes (fase di chiusura dell intervento); e nove aree di ricerca e specializzazione: - Project integration management (gestione degli aspetti organizzativi e multidisciplinari); - Project scope management (gestione degli obiettivi e finalità dell intervento); - Project time management (gestione dei tempi); - Project cost management (gestione dei costi); - Project quality management (gestione della qualità); - Project human resources management (gestione delle risorse umane); - Project communications management (gestione delle informazioni e comunicazioni esterne); - Project risk management (gestione del rischio); - Project procurement management (gestione degli approvvigionamenti e dei contratti). Ciascuna delle quali richiede una specifica formazione scientifica da parte degli operatori e utilizza tecniche e strumenti appropriati al proprio fine. Management Contracting: Una terza forma di modello organizzativo a orientamento manageriale del processo costruttivo è il management contracting, più recente dei primi due e che ne costituisce una sorta di evoluzione. Assicura il contract management un agenzia, specializzata nella contrattualistica delle costruzioni, che viene incaricata dal committente di gestire unicamente la fase realizzativa dell opera senza occuparsi in alcun modo di progettazione. Il contract manager viene nominato dal committente contemporaneamente al team di progettazione e, grazie a una forte collaborazione con i progettisti, ha il compito di adottare tutte le tecniche possibili per accelerare le fasi di progettazione, appalto ed esecuzione dei lavori, tenendo sotto controllo i relativi costi. La principale di queste tecniche è quella dell early tendering (appalti anticipati) chiamato anche fast track scheduling (letteralmente programmazione su binario veloce). 4445 In questo approccio il team di progettazione svolge tutta l attività di progettazione fino a quel livello di dettaglio che permette la cantierizzazione del progetto. Lo sviluppo del progetto viene coordinato con l attività del contract manager e pertanto non si aspetterà la conclusione del progetto per iniziare i lavori, ma questi cominceranno sovrapponendosi all attività di progettazione (simultaneous engineering). Per far questo il processo del management contracting si articola in diverse fasi: 1. l opera da realizzare viene suddivisa in diversi pacchetti (packages) riguardanti differenti parti dell edificio o lavorazioni particolari caratterizzati da una certa autonomia realizzativa (strutture metalliche, rivestimento esterno, blocchi servizi, ecc.); 2. per ciascuno di questi pacchetti il team di progettazione consegna al management contractor il progetto del pacchetto secondo un ordine cronologico legato alle necessarie priorità costruttive (prima fondazioni e impianti fognari, poi strutture, ecc.); 3. sulla base di questi progetti il management contractor lancia gli appalti e sulla base di una procedura competitiva seleziona i contractors vincitori per ciascun pacchetto, con i quali vengono quindi stipulati contratti separati; 45 Vedere altro
Il Progetto normativo Evoluzione del settore delle costruzioni Nell ultimo ventennio profonde mutazioni della struttura del processo edilizio dovute a: evoluzione del quadro normativo (naz. ed intern.) Dettagli www.cipecomitato.it/it/documenti/finanza_di_progetto_100_domande_e_risposte.pdf
www.cipecomitato.it/it/documenti/finanza_di_progetto_100_domande_e_risposte.pdf 22 19 CHE COS È IL PROJECT FINANCING? Per Project Financing (PF Finanza di Progetto) si intende il finanziamento di un progetto Dettagli UNIONE NAZIONALE ITALIANA TECNICI ENTI LOCALI U.N.I.T.E.L.
UNIONE NAZIONALE ITALIANA TECNICI ENTI LOCALI U.N.I.T.E.L. Convegno APPALTO INTEGRATO, PROJECT FINANCING, DIALOGO COMPETITIVO, RUOLO DEL RUP: L evoluzione della normativa sugli appalti pubblici e il punto Dettagli L applicazione nel settore pubblico
6 n 5 2012 Dopo il decreto Salva-Italia anche il Dl sulle liberalizzazioni interviene sulla disciplina del project financing. Altre novità riguardano le norme sulla progettazione, quelle sulle concessioni Dettagli COMUNE DI ARZIGNANO PROVINCIA DI VICENZA
COMUNE DI ARZIGNANO PROVINCIA DI VICENZA tel. 0444/476589 476585 e-mail: ufficio.contratti@comune.arzignano.vi.it SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI Prot. n. 16485/BL Arzignano, 30 maggio 2013 BANDO PER L AFFIDAMENTO Dettagli Evoluzione Normativa Sui Contratti Pubblici E Buone Pratiche
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Evoluzione Normativa Sui Contratti Pubblici E Buone Pratiche Filippo Romano Giuseppe Failla Roma, 11-14 maggio 2009 Filippo Dettagli Dall analisi dei primi bandi in regionali ad una riflessione sui possibili scenari dell abitare collettivo in Sardegna
Provincia di Olbia Tempio Politiche abitative e Housing Sociale. Olbia, 13-14 Febbraio 2013 Dall analisi dei primi bandi in regionali ad una riflessione sui possibili scenari dell abitare collettivo in Dettagli Affidamento di appalto di global service
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N 1 TRIESTINA VIA GIOVANNI SAI, 1-3 34128 TRIESTE MISSION Promuovere la salute delle persone e della comunità presente sul territorio triestino. Dettagli LEGGE REGIONALE 10 giugno 2008, n. 14. Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio.
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 13-6-2008 11237 LEGGE REGIONALE 10 giugno 2008, n. 14 Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio. Dettagli Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
[14/03/2013 Prot. 647] Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica Programmazione 2014-2020 Tavolo tecnico B Valorizzazione, gestione e tutela dell ambiente Dettagli Per un governo dei contratti efficace: le regole tecniche su come chiedere, valutare, utilizzare la certificazione in ambito contrattuale
CAPITOLO 7 Marco Gentili Autorità per l Informatica nella Pubblica Amministrazione Per un governo dei contratti efficace: le regole tecniche su come chiedere, valutare, utilizzare la certificazione in Dettagli Imprese edili: innovare per crescere
Imprese edili: innovare per crescere Peculiarità operative del settore e trend evolutivi Il settore dell edilizia sta attraversando una fase di profonda trasformazione, sia dal punto di vista dell organizzazione Dettagli Istanza di interpello. ALFA S.p.A. - Concessione di lavori pubblici. Reverse Charge. Art. 17, comma 6, lett. a), del DPR n. 633 del 1972.
RISOLUZIONE N. 101/E Roma, 18 marzo 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. ALFA S.p.A. - Concessione di lavori pubblici. Reverse Charge. Art. 17, comma 6, lett. Dettagli Biella, 31 marzo 2011
Relatore Commercialista e revisore contabile Biella, 31 marzo 2011 1 Perché? Le PMI che scelgono di partecipare ad una rete possono dar vita a collaborazioni tecnologiche e commerciali con aziende, per Dettagli I NOSTRI SERVIZI. www.aakhon.it
I NOSTRI SERVIZI www.aakhon.it RESEARCH & DEVELOPMENT Ci dedichiamo al settore della ricerca e dello sviluppo, per gestire ogni progetto di innovazione in sinergia con diversi partner impegnati nella ricerca, Dettagli CORSO PROJECT MANAGEMENT PRIMA PARTE
CORSO PROJECT MANAGEMENT PRIMA PARTE METODI E STRUMENTI DI PROJECT MANAGEMENT E DESIGN MANAGEMENT NEGLI APPALTI DI PROGETTAZIONE, DI COSTRUZIONE E IMPIANTISTICI, PUBBLICI E PRIVATI Argomento Contenuti Dettagli Il progetto esecutivo e il progetto costruttivo delle Opere Pubbliche: Reingegnerizzazione dei processi e impiego delle tecnologie
Pagina1 Formazione e Informazione Itinerante sui LL.PP. per la Pubblica Amministrazione, Liberi professionisti, Imprese Giornata di Studio Il progetto esecutivo e il progetto costruttivo delle Opere Pubbliche: Dettagli Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche. Co.Svi.G. S.r.l. Tel/fax 0577 752950. Sede operativa: Via Vincenzo Bellini n.
Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche Co.Svi.G. S.r.l. Sede legale: Via Tiberio Gazzei n. 89-53030 RADICONDOLI (Siena) Tel/fax 0577 752950 Sede operativa: Via Vincenzo Bellini n. 58-50144 FIRENZE Dettagli Progettazione Integrata Gestione Appalti Direzione Lavori Collaudi e consegne
Progettazione Integrata Gestione Appalti Direzione Lavori Collaudi e consegne 1 LA FORZA DI UN TEAM A VANTAGGIO DEL PROGETTO è un consorzio di professionisti singoli e società di ingegneria che offre servizi Dettagli NOTE AL DOCUMENTO PRIMI ELEMENTI PER IL NUOVO PIANO NAZIONALE DELLA LOGISTICA. Il contributo di Unione Interporti Riuniti Settembre 2010
NOTE AL DOCUMENTO PRIMI ELEMENTI PER IL NUOVO PIANO NAZIONALE DELLA LOGISTICA 1 Il contributo di Unione Interporti Riuniti Settembre 2010 1.Considerazioni di carattere generale sul documento L analisi Dettagli Project financing & Leasing in costruendo
Project financing & Leasing in costruendo Aspetti tecnici, giuridici ed economici della finanza di progetto e della locazione finanziaria pubblica aggiornati al terzo correttivo al Codice degli appalti Dettagli PROGETTAZIONE B.I.M.
PROGETTAZIONE B.I.M. Building Information Modeling INTRODUZIONE: Negli ultimi anni, in architettura, ingegneria e nel mondo delle costruzioni è avvenuto un radicale cambiamento negli strumenti e nei metodi Dettagli L analisi dell integrazione verticale
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO L analisi dell integrazione verticale ( CAP 13 GRANT ) A cura di: Luca Fraternali Indice Definizione di integrazione verticale Fattori da considerare per effettuare Dettagli La direzione dei lavori
APPALTI PUBBLICI: L APPROFONDIMENTO Definizioni, compiti e responsabilità alla luce del DLgs 12 aprile, n. 163 - Codice dei Contratti La direzione dei lavori Francesco Musci * e Roberto Scaravaglione ** Dettagli IL CONSORZIO STABILE. Consorzio Valori Servizi Vantaggi Adesione Certificazioni. Agoraa.it
IL CONSORZIO STABILE Consorzio Valori Servizi Vantaggi Adesione Certificazioni Agoraa.it indice Cos è un consorzio pag. 4 Il Consorzio Stabile Agoraa pag. 5 Valori pag. 6 Servizi pag. 8 Vantaggi pag. Dettagli Psicologa, Psicoterapeuta, Antropologa Articolo scaricato da HT Psicologia PROJECT MANAGEMENT PROJECT MANAGEMENT: CARATTERISTICHE GENERALI
Project management Pag. 1 di 5 PROJECT MANAGEMENT PROJECT MANAGEMENT: CARATTERISTICHE GENERALI I motivi per cui la metodologia di project management è attualmente ritenuta uno strumento vincente nella Dettagli Programmazione operativa. Organizzazione del cantiere con laboratorio
Programmazione operativa Programmazione operativa La programmazione operativa è la traduzione della progettazione dei sistemi edilizi, in termini di programma temporale della fase esecutiva dell opera Dettagli Il controllo di gestione nelle aziende che operano su commessa e l informativa di bilancio sui lavori in corso
Dipartimento Impresa Ambiente & Management Mirella Zito Il controllo di gestione nelle aziende che operano su commessa e l informativa di bilancio sui lavori in corso Copyright MMIX ARACNE editrice S.r.l. Dettagli Appalti pubblici di lavori e di servizi. Progettazione e DL
Appalti pubblici di lavori e di servizi. Progettazione e DL Normativa, procedure, soggetti e fasi di realizzazione di un opera pubblica: il ruolo dell architetto progettista e direttore dei lavori Obiettivi Dettagli Il Direttore dell esecuzione. esecuzione dei contratti nel Testo Unico degli appalti. Convegno: L opera omnia dei contratti pubblici..
Il Direttore dell esecuzione esecuzione dei contratti nel Testo Unico degli appalti Convegno: L opera omnia dei contratti pubblici.. Stefania Gherri Reggio Emilia 12/12/2007 Il Direttore dell esecuzione.. Dettagli Condizioni organizzative per la gestione di progetti di successo Project Management
Condizioni organizzative per la gestione di progetti di successo Project Management L organizzazione del lavoro per progetti è stata per lungo tempo una caratteristica prevalente delle aziende che operano Dettagli CONSTRUCTION LEGAL MANAGEMENT. Studio Legale CUNIETTI
CONSTRUCTION LEGAL MANAGEMENT Studio Legale CUNIETTI avv. Tommaso CUNIETTI cunietti@studiocunietti.it cell +39 339 15 57 390 CONTATTI Studio Legale CUNIETTI studio@studiocunietti.it via Pompeo Litta 7, Dettagli Primo Contributo per la definizione di un nuovo quadro normativo per il settore dei lavori pubblici, in recepimento della direttiva n 2014/24/UE
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; Chimici; Dottori Agronomi e Forestali; Geologi; Geometri, Ingegneri; Periti Agrari; Periti industriali; Tecnologi Alimentari Primo Contributo per Dettagli Struttura di un PEC: dal piano energetico di riferimento alle azioni di piano
Enti locali per Kyoto Struttura di un PEC: dal piano energetico di riferimento alle azioni di piano Rodolfo Pasinetti Ambiente Italia srl Milano, 15 dicembre 2006 Contesto Politiche energetiche Nel passato Dettagli PREFAZIONE di Fausto Amadasi... 7. PREFAZIONE di Luciano Simonato... 9 PREMESSA... 11 1. LA DUE DILIGENCE IMMOBILIARE... 15
Indice PREFAZIONE di Fausto Amadasi........................................... 7 PREFAZIONE di Luciano Simonato......................................... 9 PREMESSA........................................................... Dettagli Estratto del Verbale di Seduta DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA
COMUNE DI REGGIO EMILIA Estratto del Verbale di Seduta DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA I.D. n. 238 in data 20-09-2011 P.G. n. 16673 L'anno duemilaundici addì 20-venti- del mese settembre alle ore Dettagli Manutenzione degli edifici
Corsi di PRODUZIONE EDILIZIA E SICUREZZA - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE Manutenzione degli edifici Prof. Ing. Pietro Capone a.a. 2011-2012 PROCESSO EDILIZIO La sequenza organizzata di fasi operative che Dettagli REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLA CASA DI RIPOSO DI NOVENTA PADOVANA
REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLA CASA DI RIPOSO DI NOVENTA PADOVANA Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 29 del 21/08/2012. Pagina 1 di 12 TITOLO Dettagli L accordo quadro nella normativa vigente sui contratti pubblici per la fornitura di lavori, servizi e beni.
L accordo quadro nella normativa vigente sui contratti pubblici per la fornitura di lavori, servizi e beni. Novembre 2007 Gabriele Gentilini Secondo quanto disposto dall art. 32 della direttiva 18/CE/04, Dettagli REGOLAMENTO UNICO PER L AFFIDAMENTO DI SERVIZI FORNITURE E LAVORI A SOGGETTI TERZI
ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DELL AMBITO TERRITORIALE DI MARTANO PIANO SOCIALE DI ZONA 2010-2012 REGOLAMENTO UNICO PER L AFFIDAMENTO DI SERVIZI FORNITURE E LAVORI A SOGGETTI TERZI Approvato dal Coordinamento Dettagli Gestione dei progetti urbani e infrastrutturali attraverso il PPP
Corso di valutazione economica del progetto Clamarch a.a. 2013/14 Gestione dei progetti urbani e infrastrutturali attraverso il PPP Docenti Collaboratori prof. Stefano Stanghellini stefano.stanghellini@iuav.it Dettagli Capitolo 7 TECNOLOGIE PER LA PRODUZIONE MANIFATTURIERA E PER I SERVIZI
Capitolo 7 TECNOLOGIE PER LA PRODUZIONE MANIFATTURIERA E PER I SERVIZI Per TECNOLOGIA si intendono i processi, le tecniche, i macchinari e le azioni utilizzati per trasformare gli input organizzativi (materiali, Dettagli Università degli Studi di Milano
F ORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Nome D ANDREA PEPPINO Indirizzo PIAZ.LE FERDINANDO MARTINI N.1, 20137 - MILANO Telefono 02/5512354 Fax 02/50313402 E-mail peppino.dandrea@unimi.it Dettagli di Antonio Ferrandina Marketing e Vendite>> Sistemi di management
EDILIZIA di Antonio Ferrandina Marketing e Vendite>> Sistemi di management DEFINIZIONE DEL SETTORE Nel settore edilizio possono essere individuati 2 micro-settori: edilizia residenziale in conto proprio: Dettagli Pisa. Bozza. Approvazione.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO N. 04 DEL 05.02.2015 Struttura proponente: Direzione Generale. OGGETTO: Gestione in forma associata della centrale di committenza. Convenzione con la Provincia di Pisa. Dettagli LINEE GUIDA AUTOCOSTRUZIONE E AUTORECUPERO Puglia
REGIONE PUGLIA Assessorato alla Qualità del Territorio ORCA Osservatorio Regionale della Condizione Abitativa Servizio Politiche Abitative LINEE GUIDA AUTOCOSTRUZIONE E AUTORECUPERO Puglia 1) DEFINIZIONE Dettagli Unione dei Comuni del Nord Salento (Provincia di Lecce)
Unione dei Comuni del Nord Salento (Provincia di Lecce) Città di Campi Salentina di Guagnano di Novoli di Surbo di Trepuzzi REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (ART. 33 Dettagli Comune di Padova REGOLAMENTO PER LE ALIENAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI PADOVA
Comune di Padova REGOLAMENTO PER LE ALIENAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI PADOVA Approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 3 aprile 2001 INDICE DEGLI ARTICOLI: ART.1 FINALITA ED OGGETTO Dettagli La Funzione di Compliance tra Basilea II e MiFID
III Incontro Compliance AICOM-Dexia Crediop Strategies, governance, compliance: le sfide della direttiva MiFID e l integrazione del mercato finanziario europeo La Funzione di Compliance tra Basilea II Dettagli Capo Primo: OGGETTO E MODALITA DI APPALTO
Capo Primo: OGGETTO E MODALITA DI APPALTO ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO L appalto ha per oggetto l esecuzione di opere e provviste occorrenti per la realizzazione di N 1 Impianto Fotovoltaico Collegato Alla Dettagli Principi per la conservazione ed il restauro del patrimonio costruito Carta di Cracovia 2000
Principi per la conservazione ed il restauro del patrimonio costruito Carta di Cracovia 2000 Ringraziando le persone e le istituzioni che, durante tre anni, hanno partecipato alla preparazione della Conferenza Dettagli Dall edilizia residenziale pubblica al social housing
Dall edilizia residenziale pubblica al social housing **** Fondi Immobiliari e Housing Sociale FORUM PA 2010 Roma, 20 maggio 2010 1 Premessa Per Social Housing, si intende l insieme delle iniziative e Dettagli PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per le petizioni COMUNICAZIONE AI MEMBRI
PARLAMENTO EUROPEO 2004 Commissione per le petizioni 2009 21.10.2008 COMUNICAZIONE AI MEMBRI Oggetto: Petizione 1285/2007, presentata da Giovanni Maria Turra, cittadino italiano, a nome della Società Centro Dettagli Efficienza energetica: guida normativa su ESCo, Esperti, contratti, diagnosi energetiche e TEE
Febbraio 2014 Efficienza energetica: guida normativa su ESCo, Esperti, contratti, diagnosi energetiche e TEE Nell era del risparmio energetico, le politiche e le più svariate forme di incentivo per l utilizzo Dettagli CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE E DEL LORO SGQ
CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE E DEL LORO SGQ Ogni organizzazione, per rispettare la filosofia alla base delle norme ISO 9000:2000, deve realizzare un sistema di gestione per Dettagli Comune di Grado Provincia di Gorizia
Comune di Grado Provincia di Gorizia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI, AI SENSI DELL ART.11 DELLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2002, Dettagli GUIDA DI APPROFONDIMENTO IL BUDGET
WWW.SARDEGNAIMPRESA.EU GUIDA DI APPROFONDIMENTO IL BUDGET A CUR A DEL B IC S AR DEGNA S P A 1 SOMMARIO LA NOZIONE E LA FUNZIONE DEL BUDGET... 3 LE CARATTERISTICHE DEL BUDGET... 3 IL PROCESSO DI FORMULAZIONE Dettagli ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DELL AMBITO TERRITORIALE NUMERO DUE MAGLIE
ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DELL AMBITO TERRITORIALE NUMERO DUE MAGLIE REGOLAMENTO UNICO PER L AFFIDAMENTO DI SERVIZI FORNITURE E LAVORI A SOGGETTI TERZI Approvato con delibera del Coordinamento Istituzionale Dettagli P.O. 2007-2013. Asse II - Linea di Intervento 2.4. Azione 2.4.1
UNIONE EUROPEA FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE REGIONE PUGLIA AREA POLITICHE PER LO SVILUPPOIL LAVORO E L INNOVAZIONE P.O. 2007-2013 Asse II - Linea di Intervento 2.4 Azione 2.4.1 Promozione del risparmio Dettagli Politiche e strumenti finanziari per il recupero energetico del patrimonio edilizio pubblico IL PUNTO DI VISTA DELLE ESCO
Politiche e strumenti finanziari per il recupero energetico del patrimonio edilizio pubblico IL PUNTO DI VISTA DELLE ESCO 2 Il Gruppo Sernet Il Gruppo Sernet nasce come evoluzione di Sernet SpA Management Dettagli REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO PER L INCENTIVAZIONE ALLA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E PIANIFICAZIONE URBANISTICA
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO PER L INCENTIVAZIONE ALLA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E PIANIFICAZIONE URBANISTICA Art. 1 Finalità Il presente regolamento ha come finalità l incentivazione Dettagli ORGANIZZAZIONE AZIENDALE. Le forme gerarchico-funzionali e la loro evoluzione
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE Le forme gerarchico-funzionali e la loro evoluzione Prof. Armando Urbano - A.A. 2011-2012 PASSAGGIO DA FORMA SEMPLICE A FORMA GERARCHICO-FUNZIONALE La forma semplice è caratterizzata Dettagli La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro
La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro Milano, 13 aprile 2012 PAG. 1 Il lavoro è una revisione sostanziale di un analogo lavoro realizzato nel 2003 La revisione è stata giudicata necessaria Dettagli COMUNE DI LANGHIRANO
COMUNE DI LANGHIRANO REGOLAMENTO SPECIALE PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI e MOBILI Approvato con atto Consiglio Comunale n. 39 dell 1/10/2012 Modificato con atto Consiglio Comunale n. 46 del 27/07/2015 Dettagli BANDO DI GARA PER LA REALIZZAZIONE NELLA REGIONE SICILIANA DEI PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO URBANO DENOMINATI CONTRATTI DI QUARTIERE II ART.
BANDO DI GARA PER LA REALIZZAZIONE NELLA REGIONE SICILIANA DEI PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO URBANO DENOMINATI CONTRATTI DI QUARTIERE II ART. 1 Finanziamento 1. Al finanziamento degli interventi di edilizia Dettagli Cluster in progress: la Tecnologia dell Architettura in rete per l innovazione
Milano 20 marzo 2015 Cluster in progress: la Tecnologia dell Architettura in rete per l innovazione Produzione edilizia-prodotto edilizio DECLARATORIA E OBIETTIVI 2 à OBIETTIVO Studio delle condizioni Dettagli PROFILO FORMATIVO Profilo professionale e percorso formativo
Agenzia del Lavoro Provincia Autonoma di Trento PROFILO FORMATIVO Profilo professionale e percorso formativo DENOMINAZIONE FIGURA PROFESSIONALE - TECNICO CONDUZIONE CANTIERE: gestione tecnico amministrativa Dettagli Formarsi oggi per costruire le imprese di domani
Formarsi oggi per costruire le imprese di domani Impresario costruttore diplomato Formazione a moduli in preparazione all Esame superiore di Impresario costruttore diplomato Centro di formazione professione Dettagli Piastra Logistica Integrata Porto di Taranto IL CONTROLLO DEL PROGETTO E DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE - PROGRAMME MANAGEMENT-
Piastra Logistica Integrata Porto di Taranto STRADA DEI MOLI PIATTAFORMA LOGISTICA VASCA DI COLMATA DARSENA OVEST IV SPORGENTE IL CONTROLLO DEL PROGETTO E DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE - PROGRAMME MANAGEMENT- Dettagli Come pianificare un opera in c.a.
Come pianificare un opera in c.a. Ing. Colombo Zampighi, Leader Auditor ICMQ Qualsiasi attività relativamente complessa richiede di essere adeguatamente pianificata al fine di raggiungere lo scopo previsto Dettagli ASSICURAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ NEL CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI 1
ASSICURAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ NEL CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI 1 Dino Bogazzi Direttore Qualità e Organizzazione - Consorzio Cooperative Costruzioni 1. Premessa I consorzi fra cooperative Dettagli IL PROCESSO EDILIZIO E L ORGANISMO EDILIZIO
Dipartimento di Architettura e Territorio darte Corso di Studio in Architettura quinquennale Classe LM-4 Corso di Project Management, Gestione OO.PP e Cantiere - C IL PROCESSO EDILIZIO E L ORGANISMO EDILIZIO Dettagli BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA APPALTO INTEGRATO
Strada Vecchia per Bosco Marengo 15067 NOVI LIGURE (Alessandria) Tel. 0143 744516 - Fax 0143 321556 - E-mail: srtspa@srtspa.it Codice Fiscale/Partita IVA: 02021740069 - R.E.A. n 219668 BANDO DI GARA MEDIANTE Dettagli Relazione Presidente Carlo Paolo Beltrami. Assemblea Annuale di venerdì 9 ottobre ore 18.00
Relazione Presidente Carlo Paolo Beltrami Assemblea Annuale di venerdì 9 ottobre ore 18.00 Gentili ospiti Signore e Signori, Autorità e colleghi Costruttori, vi ringrazio della vostra presenza oggi alla Dettagli REGOLAMENTO D ISTITUTO PER L ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
LICEO SCIENTIFICO STATALE Fulcieri Paulucci di Calboli Via Aldo Moro, 13-47100 FORLI Tel 0543-63095 Fax 0543-65245 e-mail: fops040002@istruzione.it casella di posta elettronica certificata: fops040002@pec.istruzione.it Dettagli AREA PROGETTUALE N. 6. Riorganizzazione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali
Allegato 1 1. Premessa AREA PROGETTUALE N. 6. Riorganizzazione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per il cofinanziamento di interventi a Dettagli COMUNE DI COSTACCIARO PG CAPITOLATO D ONERI E DISCIPLINARE DI GARA
COMUNE DI COSTACCIARO PG CAPITOLATO D ONERI E DISCIPLINARE DI GARA Art. 1 - Oggetto del servizio Il presente capitolato d oneri e disciplinare di gara riguarda i servizi tecnici da espletare per la realizzazione Dettagli CONVEGNO CASA IMMIGRATI.
CONVEGNO CASA IMMIGRATI. Percorsi possibili Il contesto attuale Nello studio sugli insediamenti degli immigrati nella nostra provincia, si deduce che è avvenuto in modo omogeneo nell intero territorio Dettagli Autorità Nazionale Anticorruzione
Deliberazione n. 57 del 15 luglio 2015 Fasc. 3789/2014 Autorità Nazionale Anticorruzione Oggetto: Lavori di ristrutturazione del complesso storico Leon Battista Alberti con destinazione a locali per l Dettagli Un nuovo orizzonte per la tutela e la sicurezza del lavoro nei cantieri edili
Supplemento 1.2009 7 Un nuovo orizzonte per la tutela e la sicurezza del lavoro nei cantieri edili Gian Carlo Muzzarelli* Sommario 1. Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili. 2. I cardini della Dettagli COMUNE DI NAVE Provincia di Brescia
COMUNE DI NAVE Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INTERNO PER PROGETTAZIONE O ATTI DI PIANIFICAZIONE (Art.18, commi 1 e 2, Legge 11 febbraio 1994 Dettagli Sogin - Linee Guida sui cantieri temporanei o mobili
Sogin - Linee Guida sui cantieri temporanei o mobili 1. PREMESSA La disciplina dei cantieri temporanei e mobili ha trovato preciso regolamentazione nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e nel successivo Dettagli Centro Servizi del Distretto
Centro Servizi del Distretto Idea progettuale Progetto integrato per il rilancio e lo sviluppo del Distretto dell Abbigliamento Valle del Liri Il Centro Servizi del Distretto Idea progettuale 1 Premessa Dettagli LINEA OPERATIVA PON ATAS. Appalto di forniture e servizi
LINEA OPERATIVA PON ATAS Appalto di forniture e servizi Evoluzione normativa (1) Fino agli anni 70 del secolo scorso la principale fonte normativa di carattere generale in materia di servizi e forniture Dettagli P R O V I N C I A D I C A G L I A R I
Approvato con delibera della Giunta Comunale n. 85 del 12/07/2012 COMUNE DI VILLASOR P R O V I N C I A D I C A G L I A R I REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELL INCENTIVO DI CUI ALL ART 92 DEL DECRETO LEGISLATIVO Dettagli RISOLUZIONE N. 474/E
RISOLUZIONE N. 474/E Roma, 05 dicembre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Interpello Tabella A, Parte III, n. 127sexies e septies Art. 17, comma 6, DPR 26 ottobre 1972, n. 633 ALFA Dettagli Ministero della Giustizia
Ministero della Giustizia Dipartimento per la Giustizia Minorile ORDINAMENTO PROFESSIONALE del personale non dirigenziale del Dipartimento per la Giustizia Minorile (SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE) CCNI_MG Dettagli Progetto Pilota. Recupero e valorizzazione area di Campanara, in Comune di Palazzuolo Sul Senio.
Progetto Pilota Recupero e valorizzazione area di Campanara, in Comune di Palazzuolo Sul Senio. Premessa La Presidenza della Regione Toscana, unitamente all Assessorato Agricoltura e Foreste ed all Assessorato Dettagli REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI, SOCIO- SANITARI E EDUCATIVI DEL SISTEMA INTEGRATO
REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI, SOCIO- SANITARI E EDUCATIVI DEL SISTEMA INTEGRATO Art.1 Finalità e oggetto La presente regolamentazione definisce, in attuazione di quanto previsto all Dettagli Dr. Carmelo Scarcella Direttore Generale ASL Brescia
Implementazione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro nelle Aziende Sanitarie Lombarde e ricadute nella realizzazione di Opere Pubbliche Dr. Carmelo Scarcella Direttore Generale ASL Dettagli NOZIONI E DEFINIZIONI IN TEMA DI APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI TRA APPALTI INTERNI E NUOVE DIRETTIVE COMUNITARIE
NOZIONI E DEFINIZIONI IN TEMA DI APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI TRA APPALTI INTERNI E NUOVE DIRETTIVE COMUNITARIE A cura di Maria Cristina Colombo professore a contratto al Politecnico di Milano - avvocato Dettagli Area Marketing. Approfondimento
Area Marketing Approfondimento STRATEGIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE STRATEGIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE CONOSCENZE La strategia di espansione internazionale rientra nelle strategie corporate di sviluppo Dettagli Tutelare l infanzia negata e garantire il diritto del minore alla famiglia
Piano d azione: Garantire e tutelare il diritto all infanzia Area SERVIZI ALLA PERSONA Bando senza scadenza: Tutelare l infanzia negata e garantire il diritto del minore alla famiglia Procedura per la Dettagli REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI Sommario CAPO I - OGGETTO E SCOPO... 2 Art. 1 - Oggetto... 2 Art. 2 - Scopo... 2 CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI... 2 Art. 3 - Campo Dettagli GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA
GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA a.s. 2014-2015 L.1 Prof. Vincenzo Ninni 1 FINALITA DEL CORSO IL CORSO DI GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL AMBIENTE DI LAVORO HA IL COMPITO DI FORNIRE TUTTE LE INDICAZIONI Dettagli Ministero della Giustizia Dipartimento per la Giustizia Minorile ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Allegato E (DGM) Ministero della Giustizia Dipartimento per la Giustizia Minorile ORDINAMENTO PROFESSIONALE del personale non dirigenziale del Dipartimento per la Giustizia Minorile (SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE) Dettagli PARERE SULLA ENERGIA RINNOVABILE
PARERE SULLA ENERGIA RINNOVABILE Con la presente si intende rispondere al quesito sottoposto all attenzione dello scrivente studio legale in merito alla legittimità o meno del noto Avviso pubblico, con Dettagli 2017 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back

References: e contrario
 articolo 53
 articolo 24
 articolo 53
 Art. 17
 Art. 17
 art. 32
 ART.1
 ART. 1
 ART.11
 Art. 1
 ART. 1
 Art. 1
 Art. 17
 Art.1
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 3