Source: http://docplayer.cz/244176-Prirucka-pro-prijemce-operacniho-programu-vyzkum-a-vyvoj-pro-inovace-2007-2013.html
Timestamp: 2017-08-22 22:53:28+00:00

Document:
Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace - PDF
Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace
Download "Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013"
1 Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace
2 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE OP VAVPI Verze č. 5.0 Účinnost od / 137
3 OBSAH 1. ÚVOD DEFINICE POJMŮ Definice pojmů v oblasti SF Definice pojmů v rámci OP VaVpI PŘEHLED POVINNOSTÍ PŘÍJEMCE KOMUNIKACE S PŘÍJEMCEM Kontaktní osoby Způsob komunikace Interní komunikace příjemce REALIZACE PROJEKTU Financování projektu Zásady finančního řízení projektu Vznik a úhrada způsobilého výdaje obecné podmínky Vykazování způsobilých výdajů za jednotlivá monitorovací období Možnost finančního postihu za neplnění povinností příjemce Zvláštní účet projektu Vedení účetnictví Náležitosti účetních dokladů Proplácení projektu Základní pokyny ke zpracování žádostí o platbu Financování ex-ante Financování ex-post Daň z přidané hodnoty (DPH) Způsob rozpočítání způsobilé a nezpůsobilé části osobních výdajů Vykazování zákonného úrazového pojištění za zaměstnance Příjmy projektu Vykazování úroků Obecná pravidla pro projekty generující příjmy Postup výpočtu Výklad pojmů Postup pro žadatele/příjemce Změny v projektu Změny ve stavebně-technické části projektu Kategorie změn, které mohou nastat při realizaci stavebně-technické části projektu Dokladování změn, které mohou nastat při realizaci stavebně-technické části projektu Postup při schvalování změn v projektu Oznamování změn v údajích předávaných do Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací Monitorování projektu Přehled monitorovacích zpráv Základní pokyny ke zpracování monitorovacích zpráv Hlášení o zahájení realizace projektu (Hlášení) Průběžné monitorovací zprávy Závěrečná monitorovací zpráva Monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu / 137
4 5.4.7 Monitorovací návštěvy Klíčové aktivity projektu Monitorovací indikátory a jejich vykazování Přehled monitorovacích indikátorů Vykazování monitorovacích indikátorů Výběr dodavatele Nakládání s úsporami vzniklými v rámci projektu Publicita projektu Archivace dokumentů Obecná pravidla archivace dokumentů a dokladů vztahujících se k projektu Indikativní výčet dokumentů a výstupů projektu, které podléhají archivaci Pravidla archivace Realizace partnerství Kontrola realizace projektu Průběh kontroly na místě Práva kontrolované osoby Povinnosti kontrolované osoby Vnitřní kontrolní systém a audit projektu Ukončení realizace projektu a navazující postupy Řešení námitek příjemce Odstoupení od realizace projektu Nesrovnalosti Průběžná evaluace prioritních os 1 a SEZNAM ZKRATEK SEZNAM SPOLEČNÝCH PŘÍLOH PŘÍRUČEK PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE OP VAVPI / 137
5 1. ÚVOD Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen ŘO OP VaVpI ), kterým je Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy, Vám předkládá Příručku pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen Příručka pro příjemce ). Příručka pro příjemce je určena všem příjemcům, jejichţ Projektové ţádosti byly na základě procesu hodnocení schváleny k financování z OP VaVpI, a jimţ bylo na základě tohoto schválení vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace obsahující závazné podmínky realizace projektu. Příručka pro příjemce navazuje na Příručku pro ţadatele a je určena všem úspěšným ţadatelům, tedy příjemcům dotace, kteří připravují na základě schválené Projektové ţádosti realizaci svého běţného nebo velkého projektu. Hlavní a závazná pravidla pro realizaci projektů jsou zakotvena v podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Příručka pro příjemce povinnosti a práva příjemce popisuje a vysvětluje ve větší šíři a podává výklad povinných a doporučených postupů příjemce při realizaci projektu. Příručkou pro příjemce se bez výhrad řídí všichni příjemci podpory z OP VaVpI, kteří realizují projekt, ale také jejich partneři, a proto je příjemci doporučeno důkladně seznámit partnery projektu s Příručkou pro příjemce a souvisejícími dokumenty, neboť příjemce je zodpovědný i za plnění podmínek ze strany partnera projektu. Závazek postupovat podle Příručky pro příjemce by měl být zmíněn i v relevantních částech partnerské smlouvy. Cílem Příručky pro příjemce je, aby příjemce (partner) postupoval při realizaci projektu správně a aby byl schopen své postupy správným způsobem dokladovat a zajistit tak úspěšnou realizaci projektu. Příručka pro příjemce je sestavena jako přehledný, logicky strukturovaný a uţivatelsky přívětivý dokument, který příjemci umoţní správně vyhodnotit a vyřešit nejčastější situace, které mohou při realizaci projektu běţně nebo mimořádně nastat. Vzhledem k různorodosti a rozsáhlosti projektů však není moţné ani účelné v rámci Příručky pro příjemce popsat veškeré situace, které mohou při realizaci projektu nastat. Proto se Příručka pro příjemce zaměřuje na nejčastější, typické a pro zajištění úspěšné realizace projektu nejvýznamnější situace. Příručka pro příjemce rovněţ popisuje postupy, resp. povinnosti, které bude muset realizovat, resp. naplňovat kaţdý příjemce. V případě specifických situací, které Příručka pro příjemce nepopisuje úplně, je příjemci jednoznačně doporučeno vţdy se obrátit na ŘO OP VaVpI s konkrétním dotazem týkajícím se jeho projektu. Vhodný způsob komunikace je rovněţ popsán v rámci této Příručky pro příjemce (viz kapitola 4 Komunikace s příjemcem). 5 / 137
6 Věříme, že předkládaná příručka Vás provede podmínkami realizace Vašeho projektu a bude Vám nápomocna v průběhu realizace projektu, zejména při předkládání žádostí o platbu a monitorovacích zpráv, při změnách v projektu, ale i při plnění dalších povinností příjemce. Upozornění pro příjemce: Aktuální informace vždy naleznete na 6 / 137
7 2. DEFINICE POJMŮ 2.1 Definice pojmů v oblasti SF Strukturální fondy (SF) Strukturální fondy jsou určeny pro chudší nebo jinak znevýhodněné regiony (např. venkovské a problémové městské oblasti, upadající průmyslové oblasti, oblasti s geografickým nebo přírodním znevýhodněním, jako například řídce osídlené oblasti a pohraniční regiony). V programovém období existují dva strukturální fondy: 1) Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF): podporuje primárně investiční (infrastrukturní) projekty. 2) Evropský sociální fond (ESF): podporuje neinvestiční (neinfrastrukturní) projekty. Strukturální fondy jsou finančními nástroji Evropské unie (EU), které přispívají k dosaţení obecných cílů, stanovených v článcích Smlouvy o fungování EU (dříve čl Smlouvy o zaloţení ES; posilování hospodářské a sociální soudrţnosti, sniţování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů). V případě OP VaVpI bude spolufinancování ze strukturálních fondů zajišťováno z ERDF. Podrobnosti o vyuţívání strukturálních fondů jsou stanoveny zejména v následujících předpisech: Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudrţnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (dále v textu jen Obecné nařízení ), Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1081/2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999, Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudrţnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj (dále jen Implementační nařízení ). 7 / 137
8 Cíle regionální politiky EU V období je prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti podporováno dosaţení tří prioritních cílů politiky hospodářské a sociální soudrţnosti EU. Konkrétně se jedná o tyto cíle: 1) Cíl Konvergence: podpora hospodářského a sociálního rozvoje regionů na úrovni NUTS II s hrubým domácím produktem (HDP) na obyvatele niţším neţ 75 % průměru tohoto ukazatele pro celou Evropskou unii. Dále jsou k čerpání z tohoto cíle způsobilé státy, jejichţ hrubý národní důchod (HND) na obyvatele je niţší neţ 90 % průměru tohoto ukazatele pro celou Evropskou unii. Tento cíl je financovaný z ERDF, ESF a FS a v České republice pod něj spadají všechny regiony soudrţnosti s výjimkou hl. m. Prahy. 2) Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: podpora regionů na úrovni NUTS II nebo NUTS I, které přesahují limitní ukazatele pro zařazení do cíle Konvergence. Tento cíl je financovaný z ERDF a ESF a v České republice pod něj spadá hl. m. Praha. 3) Cíl Evropská územní spolupráce: podpora přeshraniční spolupráce regionů na úrovni NUTS III nacházejících se podél všech vnitřních a některých vnějších pozemních hranic a všech regionů úrovně NUTS III podél námořních hranic, které jsou od sebe obecně vzdáleny nejvýše 150 kilometrů. Dále je podporována meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. Tento cíl je financovaný z ERDF a v České republice pod něj spadají všechny regiony. Podpora z OP VaVpI je poskytována v rámci cíle Konvergence. Regiony NUTS Zavedená zkratka pro tzv. nomenklaturu územních statistických jednotek (NUTS), vymezená v rámci Evropských společenství podle jednotných kritérií, slouţí ke statistickým účelům a z části i pro potřeby programování v rámci evropských fondů. Česká republika (odpovídající úrovni NUTS I) je tradičně dělena na 14 krajů odpovídajících úrovni NUTS III a 8 regionů soudržnosti odpovídajících úrovni NUTS II. Právě na úroveň NUTS II je totiţ směřována podpora z fondů EU v cíli Konvergence a částečně téţ Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Kromě tří úrovní NUTS ještě existují dvě niţší úrovně územně správního statistického členění, které však jiţ nejsou určující pro rozdělení prostředků z fondů EU. Jedná se o tzv. místní administrativní jednotky (LAU). Do úrovně LAU I v územním členění České republiky spadají okresy, do úrovně LAU II obce. 8 / 137
9 2.2 Definice pojmů v rámci OP VaVpI Běžný projekt (BP) Projekt nepřesahující svým objemem celkových nákladů výši 50 mil. EUR (způsobilých i nezpůsobilých včetně DPH - viz téţ dále definice pojmů projekt a velký projekt ). Celkové náklady Celkové náklady projektu jsou součtem způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu (včetně nezpůsobilé DPH). Datum zahájení projektu 1 Toto datum znamená den stanovený ţadatelem, od kterého hodlá započít s přípravou projektu. Doporučujeme zvolit datum, od kterého ţadatel započal/započne práce na projektu (např. příprava projektové dokumentace). Zároveň nejdříve moţným datem pro vznik způsobilých výdajů projektu je Výdaje vzniklé před tímto datem nemohou být povaţovány za způsobilé. Datum zahájení realizace projektu Toto datum znamená den stanovený ţadatelem, od kterého hodlá započít s fyzickou realizací projektu, tj. datum zahájení dodávek, sluţeb a fyzických prací nebo první právně závazný akt smluvního vztahu (datum vystavení objednávky, uzavření smlouvy, uskutečnění zdanitelného plnění) podle toho, který z aktů nastal dříve. 3 Řídicí orgán doporučuje jako tento datum zvolit 1. den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo vydáno Rozhodnutí. V odůvodněných případech můţe datum zahájení realizace projektu předcházet datu podpisu Rozhodnutí, přičemţ odůvodněnost posuzuje Řídicí orgán OP VaVpI. 4 1 Datem zahájení projektu je vţdy 1. den kalendářního měsíce. 2 V jednotlivých výzvách můţe být stanoveno i pozdější datum pro vznik způsobilých výdajů. 3 U stavebních prací se zahájením realizace rozumí aţ první záznam ve stavebním deníku, smlouva s dodavatelem/dodavateli můţe být uzavřena jiţ před vydáním Rozhodnutí. Podrobnosti k časové způsobilosti výdajů viz Příloha č. 14 pro danou prioritní osu. U velkých projektů (ve smyslu čl Obecného nařízení) lze do způsobilých výdajů před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace zahrnout i způsobilé výdaje nad rámec kapitoly 1 a poloţky 2.1 způsobilých výdajů - podrobnosti viz Příloha č. 1b) a 1c). 4 Termíny pro navazující činnosti, zejména termíny pro odevzdání prvních a druhých monitorovacích zpráv a ţádostí o platbu, se v takových případech neodvozují od data vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, ale jsou stanoveny Řídicím orgánem OP VaVpI. 9 / 137
10 Datum ukončení realizace projektu: Toto datum znamená poslední den pro řádné a včasné ukončení 5 realizace projektu příjemcem. K datu ukončení realizace projektu bude Řídicím orgánem posuzováno i dosaţení předepsaných výstupů projektu. V případě, ţe pro vyuţívání výstupů projektu je třeba vydání povolení či rozhodnutí příslušného orgánu, můţe být realizace projektu ukončena nejdříve dnem, kdy toto povolení či rozhodnutí nabude právní moci. Datum ukončení realizace projektu je zároveň nejpozdějším datem pro vznik způsobilých výdajů. Datum (finančního) ukončení projektu: Datum finančního ukončení projektu je nejpozdějším datem pro úhradu způsobilých výdajů, ke kterému jsou nejen ukončeny všechny projektové aktivity, ale zároveň i uhrazeny všechny výdaje s nimi spojené. Datem ukončení projektu se rozumí datum předloţení závěrečné monitorovací zprávy a ţádosti o platbu. Pro projekty, které ukončí realizaci do včetně, je datum finančního ukončení projektu a datum ukončení projektu shodné, a to nejpozději do 2 měsíců od data ukončení realizace projektu. Pro projekty, které ukončí realizaci po , platí datum finančního ukončení projektu nejpozději do a datum ukončení projektu nejpozději do 2 měsíců od data ukončení realizace projektu. Datum ukončení infrastrukturní části projektu Tímto datem se rozumí poslední den pro řádné a včasné ukončení 6 infrastrukturní 7 části projektu příjemcem i všemi případnými partnery. Toto datum tedy smlouvy s dodavateli nesmí překračovat. Toto datum je relevantní pro: a) projekty v rámci výzvy infrastrukturní část projektu musí být ukončena nejpozději do tří let od vydání Rozhodnutí 5 Roz. dokončení fyzické, nikoli administrativní. Tj. některé administrativní úkony související s projektem mohou být, a často i budou provedeny aţ po tomto datu např. zpracování závěrečné monitorovací zprávy, vypořádání dotace se státním rozpočtem atd. 6 Ukončení fyzické, nikoli administrativní. 7 Tj. investiční části projektu zaměřené na pořízení (včetně instalace) nemovitostí, strojů, zařízení a technologií, s výjimkou těch strojů, zařízení a technologií, které nemají významný dopad na funkčnost výstupů projektu (např. nábytek, kancelářský software apod.). 10 / 137
11 b) velké projekty v rámci výzev 1.1, 2.2: infrastrukturní část projektu musí být ukončena nejpozději do Datum finančního uzavření projektu Datum proplacení poslední ţádosti o platbu z veřejných zdrojů na účet příjemce, respektive datum schválení poslední ţádosti o platbu včetně vyúčtování, podle toho, co nastane později. Doba udržitelnosti projektu V návaznosti na čl. 57 Obecného nařízení (Stálost operací) je pro příjemce dotace v rámci OP VaVpI stanovena doba udrţitelnosti projektu v délce 5 let od ukončení realizace projektu, po kterou nesmí dojít ke změně vlastnictví pořízeného majetku ani k jiné podstatné změně ovlivňující povahu projektu nebo prováděcí podmínky či k úplnému zastavení činnosti, jeţ je předmětem projektu. ŘO OP VaVpI můţe v jednotlivých výzvách či v Rozhodnutí o poskytnutí dotace ke konkrétnímu projektu stanovit delší časový úsek udrţitelnosti projektu, případně další podmínky. Dotace Dotace znamená pro potřeby tohoto dokumentu nejen peněţní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté právnickým osobám na stanovený účel, 8 ale rovněţ i tytéţ účelově určené prostředky poskytnuté subjektům bez právní subjektivity. Monitorování Sledování průběhu a výsledků projektu Řídicím orgánem po dobu realizace projektu a po stanovenou dobu od jeho ukončení. Monitorovací hlášení/zprávy Umoţňují vyhodnocovat aktuální situaci při implementaci OP VaVpI a identifikovat tak rizika v čerpání finančních prostředků v rámci programu. Systém monitorovacích zpráv je vybudován hierarchicky. 1) Hlášení o zahájení realizace projektu: Stručná zpráva oznamující ŘO zahájení realizace projektu. 2) Průběţná monitorovací zpráva: 8 Viz 3 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 11 / 137
12 Pravidelná zpráva informující o průběhu realizace projektu, která je podávána ve stanovených intervalech po celou dobu trvání projektu. 3) Závěrečná monitorovací zpráva: Jednorázová zpráva informující stručně o průběhu celé realizace projektu a podrobně o posledním monitorovacím období, kterou příjemce podává po ukončení realizace projektu. 4) Monitorovací zpráva o udrţitelnosti projektu: Pravidelná zpráva informující o průběhu realizace projektu v období jeho udrţitelnosti, která je podávána v ročních intervalech. Monitorovací indikátory Monitorovací indikátory slouţí pro monitorování průběhu a výsledku realizace projektů, oblastí podpory, prioritních os a programů vzhledem ke stanoveným cílům. Seznam sledovaných indikátorů schvaluje monitorovací výbor. Kaţdý ţadatel o finanční podporu je povinen v Projektové ţádosti uvést cílové hodnoty předepsaných monitorovacích indikátorů projektu (projektových indikátorů). Projektové indikátory budou mít klíčový význam při hodnocení projektu a následně budou definovány jako součást Rozhodnutí. Plnění projektových indikátorů se vykazuje v monitorovacích zprávách. Nedodrţení cílových hodnot závazných projektových indikátorů můţe vést k částečnému nebo dokonce i úplnému odebrání poskytnuté dotace. Monitorovací návštěva Fyzická návštěva zástupců ŘO OP VaVpI na místě realizace projektu za účelem výměny informací o průběhu realizace projektu a poskytování neformálních konzultací k projektu. Monitorovací systém Informační systém, který slouţí pro monitorování implementace programů a projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti. Monitorovací systém OP VaVpI je koncipován jako tříúrovňový celek následujících vzájemně komunikujících aplikací/systémů: Benefit7 Webová aplikace ţadatele/příjemce, která je určena k předkládání Projektové ţádosti, monitorovacích zpráv a ţádostí o platbu. Monit7+ Výkonný informační systém na úrovni ŘO, který umoţňuje kompletní administraci projektů a operačního programu. Monitorovací systém Central (MSC2007) Centrální informační systém určený zejména pro úroveň Národního orgánu pro koordinaci a pro jednotlivé 12 / 137
13 Řídicí orgány. MSC2007 slouţí pro efektivní sledování průběhu realizace projektů a jako nástroj pro řízení operačních programů. Nesrovnalost Podle Obecného nařízení, čl. 2 odst. 7, je nesrovnalost definována jako: porušení právních předpisů EU v důsledku jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu EU, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu. Nezpůsobilé výdaje Nezpůsobilé výdaje jsou výdaje, které nemohou být obecně financovány z OP VaVpI, nebo v konkrétním případě porušují pravidla OP VaVpI stanovená v dokumentaci pro danou výzvu (např. překročení limitace pro danou VŠ ve výzvě 1.4). Pokud tyto výdaje v projektu existují, musí být vyčísleny v rozpočtu projektu a být vţdy financovány z jiných zdrojů ţadatele/příjemce (více viz Příloha č. 14 příruček pro ţadatele a příjemce platná pro danou prioritní osu). Partner Subjekt, který se společně se ţadatelem/příjemcem podílí na přípravě a realizaci projektu financovaného ze strukturálních fondů na základě partnerské smlouvy uzavřené s příjemcem, v rozsahu schváleném v projektu. Takový subjekt musí vţdy mít podíl na způsobilých výdajích projektu. Celkové náklady (způsobilé i nezpůsobilé výdaje včetně nezpůsobilé DPH), související s projektem, které vznikly partnerovi, jsou součástí celkových nákladů projektu. 9 Projekt Konkrétní ucelený podrobně rozpracovaný projektový záměr, který je popsán v Projektové ţádosti. Projekt v sobě zahrnuje soubor aktivit směřujících k dosaţení předem stanoveného a jasně definovaného cíle a je limitován určitým časem a rozpočtem. Projekty v rámci OP VaVpI se rozlišují na běţné projekty a velké projekty (viz definice Běţný projekt/velký projekt). 9 V některých výzvách (např. výzva 1.4) není účast dalších subjektů z pozice partnera v projektu, tj. s finančním podílem na způsobilých výdajích umoţněna. 13 / 137
14 Příjemce podpory (Příjemce) Subjekt, který splňuje podmínky stanovené konkrétní výzvou, a kterému jsou na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytnuty prostředky k realizaci projektu. Rozhodnutí o poskytnutí dotace (Rozhodnutí) Jedná se o právní akt poskytující peněţní prostředky příjemci dotace bez ohledu na jeho právní formu. Rozhodnutí je vydáváno Řídicím orgánem OP VaVpI, do jehoţ působnosti spadá daný projekt, a který rozhoduje o poskytnutí dotace. Další náleţitosti Rozhodnutí jsou stanoveny v 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Součástí tohoto právního úkonu mohou být i podmínky čerpání finančních prostředků. V případě, ţe nebude vydáváno Rozhodnutí (např. příjemcem bude OSS, PO OSS), bude dotace poskytována na základě jiného právního aktu, ve kterém budou obdobně zakotveny podmínky realizace projektu. Řídicí orgán (ŘO) Subjekt, který je odpovědný za řízení příslušného operačního programu včetně výběru projektů a dohledu nad jejich realizací. V ČR jsou řídicími orgány příslušná ministerstva nebo regionální rady. Výkonem funkce Řídicího orgánu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (ŘO OP VaVpI) je v souladu s usnesením vlády ČR č. 175 ze dne 22. února 2006 pověřeno Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy. Zabezpečením funkce ŘO OP VaVpI byla v rámci MŠMT ministrem pověřena Sekce řízení OP VaVpI. Řídicí orgán je zodpovědný za řízení, koordinaci a implementaci OP VaVpI, plní úkoly vyplývající zejm. z čl. 60 Obecného nařízení. Indikativní výpis činností ŘO OP VaVpI naleznete v textu OP VaVpI. Smluvní výzkum Smluvním neboli kontrahovaným výzkumem se rozumí, v souladu s článkem Rámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2006/C 323/01, výzkum, který je prováděn výzkumnou organizací pro určitý podnik jako sluţba v situacích kdy i) výzkumná organizace obdrţí úměrnou úplatu za poskytnutou sluţbu a ii) podnik určí podmínky této sluţby. Podnik obvykle vlastní veškeré výsledky projektu a nese riziko neúspěchu. Rozšířená definice viz Příloha č. 8a)/8b). Start-up grant Finanční prostředky projektu poskytované příjemci na pokrytí způsobilých výdajů, které mohou zahrnovat náklady na výzkumnou činnost a část provozních (včetně 14 / 137
15 části osobních) nákladů projektu uplatněného v prioritní ose 1 nebo 2 s cílem zajistit počáteční fáze výzkumných aktivit a činností Centra excelence nebo Regionálního VaV centra tak, aby po ukončení realizace projektu v rámci OP VaVpI existovaly podmínky pro plynulé pokračování činnosti těchto center s vyuţitím kombinace národních finančních zdrojů, soukromých zdrojů a zdrojů ze zahraničí. Unikátní infrastruktura VaV Jedinečné výzkumné zařízení, které je nezbytné pro ucelenou výzkumnou a vývojovou činnost s vysokou finanční a technologickou náročností, a které je schvalováno vládou a zřizováno (tj. pořízeno, včetně souvisejících investic a zajištění jeho činnosti) jednou výzkumnou organizací pro vyuţití i dalšími výzkumnými organizacemi. Velký projekt (VP) Projekt, spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj, jehoţ celkové náklady jsou vyšší neţ 50 mil. EUR. Specifikem velkých projektů je skutečnost, ţe jejich schválení podléhá potvrzení ze strany EK (z téhoţ důvodu musí velký projekt doloţit i některé dodatečné informace). Předkládání velkých projektů bylo umoţněno pouze v prioritních osách 1 a 2. Výzkum a vývoj (VaV) Systematická tvůrčí činnost v oblasti 1 základního výzkumu, tj. teoretická nebo experimentální práce prováděná zejména za účelem získání nových vědomostí o základních principech jevů nebo pozorovatelných skutečností, která není primárně zaměřena na uplatnění nebo vyuţití v praxi, 2 aplikovaného výzkumu, tj. teoretická a experimentální práce zaměřená na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo sluţeb, 3 experimentálního vývoje, tj. získávání, spojování, formování a pouţívání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností pro návrh nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo sluţeb. Způsobilé výdaje Za způsobilé výdaje projektů realizovaných v rámci OP VaVpI mohou být povaţovány pouze ty, které jsou v souladu s legislativou ES a legislativou ČR (např. v oblasti zadávání veřejných zakázek, hospodářské soutěţe a veřejné podpory podnikům, ţivotního prostředí apod.). Způsobilé výdaje jsou na úrovni ČR 15 / 137
16 specifikovány v dokumentu Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti na programové období Způsobilé jsou jen ty výdaje, které jsou vynaloţené v souladu se všemi Pravidly způsobilosti výdajů a Pravidly pro výběr dodavatelů, které tvoří přílohy tohoto dokumentu. Pro jednotlivé výzvy a prioritní osy OP VaVpI jsou Řídicím orgánem vymezeny konkrétní výdaje, které bude, při současném splnění všech náleţitostí, moţno povaţovat za způsobilé (více viz Příloha č. 14 příruček pro ţadatele a příjemce). V souvislosti se způsobilými výdaji bylo zejména v minulém programovém období ( ) pouţíváno termínu Uznatelné náklady. Oba zmíněné termíny znamenají totéţ, avšak z hlediska dodrţování jednotného celostátního názvosloví pro období je doporučeno pouţívat termínu způsobilé výdaje. Žádost o poskytnutí dotace Ţádostí o poskytnutí dotace se rozumí Projektová ţádost, tj. formulář ţádosti o poskytnutí dotace a jeho přílohy (povinné/nepovinné), které obsahují informace o projektu, a jeho předkladateli (tj. ţadateli/příjemci a jeho případných partnerech). Vzhledem k tomu, ţe v Projektové ţádosti, resp. projektu, mohou nastat změny, postupuje příjemce vţdy v souladu s aktuálním zněním ţádosti, tj. dle Projektové ţádosti ve znění všech změn povolených, resp. schválených ŘO OP VaVpI, 10 které nastaly po datu přijetí ţádosti. 10 Pro vyloučení pochybností se uvádí, ţe mezi povolené změny se řadí i změny, které obvykle nepodléhají schválení ze strany ŘO OP VaVpI (např. nepodstatné změny projektu oznámené v monitorovací zprávě). 16 / 137
17 3. PŘEHLED POVINNOSTÍ PŘÍJEMCE Příjemce je v rámci projektu vázán Projektovou ţádostí, kterou předloţil, a Rozhodnutím, které bylo pro projekt vydáno. Tyto dokumenty, společně s dalšími metodickými dokumenty a ustanoveními příslušné legislativy EU a ČR, tvoří základní rámec stanovující povinnosti příjemce. Plnění stanovených povinností příjemcem je nezbytnou podmínkou pro čerpání dotace z prostředků OP VaVpI. Povinnosti příjemce a způsob naplňování těchto povinností jsou detailně popsány v jednotlivých kapitolách a přílohách Příručky pro příjemce, případně je dále odkázáno na příslušné metodické dokumenty a legislativu. Tato kapitola představuje přehled hlavních povinností příjemce seskupených do hlavních tematických celků. Obecné povinnosti příjemce: Příjemce je povinen realizovat projekt v souladu s předloţenou Projektovou ţádostí a v souladu s vydaným Rozhodnutím, a to ve struktuře, podle rozpočtu a v termínech, které jsou uvedeny v Rozhodnutí, a dosahovat ve stanovených termínech hodnot monitorovacích indikátorů v Rozhodnutí uvedených. Příjemce je povinen vyvíjet maximální úsilí k naplnění stanovených cílů projektu a k tomuto účelu zajistit odpovídající zdroje a kapacity. Příjemce je povinen zajistit, aby veškeré informace předkládané ŘO OP VaVpI a dalším relevantním subjektům byly vţdy úplné a pravdivé. Příjemce je povinen dodrţovat ustanovení politiky ES v oblasti ochrany ţivotního prostředí (zabránit poškozování ţivotního prostředí nad únosnou mez především plněním poţadavků zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 o ţivotním prostředí, ve znění pozdějších předpisů) a v oblasti rovných příleţitostí (tj. především zákaz diskriminace na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboţenského vyznání nebo světového názoru, zdravotního postiţení, věku nebo sexuální orientace). Příjemce je povinen dodrţovat další obecně závazné předpisy. Příjemce je oprávněn si dotaci ponechat pouze v případě, kdy splní veškeré podmínky uvedené v Rozhodnutí a příslušných právních předpisech. V opačném případě mu můţe být uloţena povinnost navrátit část nebo celou částku dotace postupem podle platných předpisů. 17 / 137
18 Příjemce je povinen vyuţívat informační systémy pro evidenci projektu a příspěvků ze státního rozpočtu v souladu s nastavenou implementační strukturou vyuţívání prostředků ERDF v rámci OP VaVpI a platnou Metodikou finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudrţnosti a Evropského rybářského fondu na programové období , kterou vydává Ministerstvo financí České republiky (dále jen MFTK ) a platnou Metodikou monitorování programů strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti v programovém období vydávanou Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky. Hlášení nesrovnalostí Příjemce/partner je povinen bez zbytečného odkladu hlásit ŘO OP VaVpI podezření na nesrovnalost. Nesrovnalost je definována v části 2.2 Definice pojmů v rámci OP VaVpI. Formulář Oznámení o podezření na nesrovnalost je k dispozici na Komunikace příjemce s ŘO OP VaVpI Příjemce je povinen dále popsaným způsobem zajistit odpovídající formu a frekvenci komunikace s ŘO OP VaVpI ze strany svých statutárních zástupců a kontaktních osob. Příslušné povinnosti Příjemce jsou detailně popsány v kapitole 4 Komunikace s příjemcem. Veškeré dokumenty, které jsou příjemcem podepsány a doručeny na ŘO, musí být podepsány k tomu oprávněnou osobou (či osobami). V případě, kdy je příslušný dokument podepsán jinou osobou neţ statutárním zástupcem (či jinou k tomu oprávněnou osobou dohledatelnou ve veřejně přístupném registru s internetovým přístupem např. prokuristou), musí být tato osoba pověřena či zmocněna k podpisu takového dokumentu. Vedení účetnictví a zvláštní účet projektu Příjemce je povinen vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dále účtovat o příjmech a výdajích souvisejících s Projektem tak, aby bylo průkazné, zda konkrétní příjem nebo výdaj je či není vykazován na Projekt. O způsobilých výdajích a příjmech Projektu je příjemce povinen účtovat na zvláštních analytických účtech (se stejným analytickým znakem u všech aktuálních účtů Projektu), případně na samostatné hospodářské středisko či zakázku. Příjemce je povinen dokladovat realizaci účetních případů náleţitým účetním dokladem. Příjemce je povinen vést takovou 18 / 137
19 evidenci majetku, aby byl schopen jednoznačně určit majetek pořízený z prostředků dotace z OP VaVpI a jasně určit konkrétní pracovníky a výši jejich úvazků hrazenou z prostředků dotace. Detailní pokyny jsou uvedeny v kapitole Vedení účetnictví. Příjemce je povinen realizovat veškeré platby související s projektem ze zvláštního bankovního účtu projektu pro zajištění transparentnosti plateb. Výjimky z tohoto pravidla a další detailní pokyny jsou uvedeny v kapitole Zvláštní účet projektu. Příjemce je povinen dokladovat realizaci účetních případů náleţitým účetním dokladem. Detailní pokyny jsou uvedeny v kapitole Náleţitosti účetních dokladů. Předkládání žádostí o platbu a financování projektu Příjemce je povinen respektovat způsob proplácení způsobilých výdajů projektu stanovený v Rozhodnutí a této příručce, tj. zejména zajistit přípravu a předloţení ţádostí o platbu v dohodnutých termínech a kvalitě. Příslušné povinnosti příjemce jsou detailně popsány v kapitole Proplácení projektu. Příjemce je povinen dodrţovat harmonogram předkládání ţádostí o platbu, a to i v případě, ţe poţadovaná částka má nulovou hodnotu, zajistit doručení ţádosti o platbu či vyţádaných náprav/doplnění, a to ve stanovené lhůtě a v předem domluveném termínu. Příjemce je dále povinen předkládat ţádosti o platbu úplné a se všemi povinnými přílohami. Výdaje nárokované k proplacení v rámci ţádostí o platbu musí splňovat podmínky způsobilosti stanovené vydaným Rozhodnutím, příslušnými Pravidly způsobilosti výdajů a relevantními právními předpisy. V případě projektů vytvářejících příjmy dle čl. 55 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 je Příjemce povinen nejpozději v okamţiku podání poslední ţádosti o platbu 11 odečíst od celkových způsobilých výdajů jiné peněţní příjmy projektu, které příjemce získal v průběhu realizace projektu, pokud tyto příjmy nebyly zohledněny jiţ při vydání Rozhodnutí, nebo byly zohledněny na niţší částku. Jejich výši je povinen doloţit. Podrobný postup viz kapitola 5.2 Příjmy projektu. Příjemce musí převést nevyčerpané finanční prostředky určené na projekt na určený účet v jejich plné výši, a ve stanoveném termínu. Příjemce je v relevantních případech povinen zajistit odpovídající předfinancování a spolufinancování způsobilých výdajů projektu a 11 Vyplývá z Pravidel způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti na programové období (MMR). 19 / 137
20 financování nezpůsobilých výdajů projektu nezbytné pro řádné a včasné dokončení projektu. Příjemce je povinen po ukončení realizace projektu dotaci finančně vypořádat v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Detailní pokyny k předkládání ţádostí o platbu a financování/proplácení projektu jsou uvedeny v kapitole Proplácení projektu a následujících kapitolách. Změny v projektu Příjemce je oprávněn realizovat pouze povolené změny v projektu. V této souvislosti je zejména povinen zajistit oznámení informativních, nepodstatných i podstatných změn v projektu a vyţádat si v relevantních případech jejich schválení ŘO OP VaVpI způsobem popsaným v kapitole 5.3 Změny v projektu. Monitorování projektu a monitorovací indikátory Příjemce je povinen zajistit zpracování a předkládání monitorovacích zpráv o projektu ŘO OP VaVpI v termínech, formě a způsobem popsaným v kapitole 5.4 Monitorování projektu. Příjemce je povinen pravdivě a úplně informovat ŘO OP VaVpI o skutečnostech souvisejících s realizací projektu, a to zejména formou monitorovacích zpráv. Příjemce je dále povinen vytvořit podmínky pro provedení monitorovací návštěvy, osobně se zúčastnit a zdrţet se jednání a činností, které by mohly ohrozit její řádný průběh. Příjemce je povinen naplnit monitorovací indikátory projektu způsobem uvedeným v kapitole 5.5 Monitorovací indikátory a jejich vykazování a přílohou č. 8 příruček pro ţadatele a příjemce. Výběr dodavatelů Příjemce je povinen při výběru dodavatelů postupovat v souladu s Přílohou č. 2 Příručky pro příjemce nazvanou Pravidla pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI, v platném/aktuálním znění, a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 20 / 137
Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013
Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. DEFINICE POJMŮ... 6 2.1 Definice pojmů v oblasti SF... 6 2.2 Definice pojmů v rámci OP VaVpI... 8 3.
Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE OP VAVPI 2007-2013 SEZNAM ZMĚN Kapitola Změny v textu oproti verzi 5.0 Celý text Celý text 2.2. Definice

References: čl. 57
 zákona č. 218
 čl. 2
 zákona č. 218
 čl. 60
 zákona č. 100
 zákona č. 114
 zákona č. 17
 zákona č. 563
 čl. 55