Source: https://ru.scribd.com/document/416332534/Term-informe-Final-Liquidacion
Timestamp: 2019-09-16 12:45:00+00:00

Document:
Term.informe Final Liquidacion
сохранитьСохранить «Term.informe Final Liquidacion» для последующего чтения
BASES_DREN_CAMPO_POLO_20190422_210417_662.pdf
Manual_Abastecimiento.pdf
“LIQUIDACION DE OBRA POR CONTRATA, SUMA ALSADA Y PRESIOS
AFILIACION INSTITUCIONAL:
GONZALES SANCHEZ JOEL OCTAVIO
QUISPE RODRIGUES VALDEMAR BRYAN
ZUÑIGA CASTRO MARVIN JHONATAN
JOEL1996.JGS@GMAIL.COM
Quispe7272.bryan@gmail.com
MARVIN.CZ@GMAIL.COM
2.2.Objetivo General
2.3.Objetivos Específicos
III.REGLAMENTO DE LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (LEY N°
3.1. Título III: Actuaciones preparatorias.
3.2. Título VI: Ejecución contractual:
4.1. Liquidación de obra
4.2. Valorizaciones y metrados de costos unitarios para una liquidación de obra
4.3. Valorizaciones y metrados de costos unitarios para una liquidación de obra
4.4. Artículo 167.- Reajustes
4.5. Artículo 168.- Discrepancias respecto de valorizaciones o metrados
4.6. Solución de Controversias en la Liquidación de Obra:
4.7. Posibles escenarios en la liquidación de obra:
4.8. Importantes criterios de una liquidación:
4.9. Procedimiento para una liquidacion de obra:
4.10. Artículo 181.- Declaratoria de fábrica o memoria descriptiva valorizada
En principio, cabe precisar que, la liquidación final del contrato de obra consiste en un
proceso de cálculo técnico, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables
al contrato, que tiene por finalidad determinar, principalmente, el costo total de la obra
y el saldo económico que puede ser a favor o en contra del contratista o de la Entidad.
En ese sentido, el acto de liquidación tiene como propósito que se efectúe un ajuste
formal y final de cuentas, que establecerá, teniendo en consideración intereses,
actualizaciones y gastos generales, el quantum final de las prestaciones dinerarias a
que haya lugar a cargo de las partes del contrato.
Transcurrida la etapa de liquidación, las relaciones jurídicas creadas por el contrato se
Esto sucede porque el contrato ha alcanzado su finalidad, cual es satisfacer los
intereses de cada una de las partes.
Es por ello que el procedimiento de liquidación de obra presupone que cada una de las
prestaciones haya sido debidamente verificada por cada una de las partes, de manera
que los sujetos contractuales hayan expresado de forma inequívoca su satisfacción o
insatisfacción con la ejecución del contrato.
De este modo, el citado artículo establece que inicialmente compete al contratista
presentar la liquidación de obra dentro del plazo de sesenta (60) días o el equivalente
a un décimo (1/10) del plazo de ejecución de obra el que resulte mayo, contado desde
el día siguiente de la recepción de obra. Luego de ello, corresponde a la Entidad
pronunciarse sobre la liquidación o presentar una nueva, teniendo el contratista la
oportunidad de replicarla.
 Explicar cuando se hace una liquidación de obra por contratar a suma
alzada y a costos unitarios.
2.2. Objetivos Especifico:
 Determinar los tipos de liquidación.
 Definir cuáles son sistemas de contratación (suma alzada, costos
unitarios y esquema mixto suma alzada y costos unitarios).
 Informar sobra la liquidación final de una obra.
III. REGLAMENTO DE LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (LEY
N° 30225)
3.1.1. Capítulo I: Del requerimiento y preparación del expediente de
Artículo 14.- Sistema de Contratación:
Las contrataciones pueden contemplar alguno de los siguientes
a). A suma alzada:
Aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la
prestación estén definidas en las especificaciones técnicas, en los
términos de referencia o, en el caso de obras, en los planos,
especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de
obra, respectivas. El postor formula su oferta por un monto fijo
integral y por un determinado plazo de ejecución. Tratándose de
obras, el postor formula dicha oferta considerando los trabajos que
resulten necesarios para el cumplimiento de la prestación requerida
según los, planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y
presupuesto de obra que forman parte del Expediente Técnico, en
ese orden de prelación; debiendo presentar para la suscripción del
contrato el desagregado de partidas que da origen a la oferta. El
mismo orden de prelación se aplica durante la ejecución de la obra.
No puede emplearse el sistema de contratación a suma alzada en
obras de saneamiento y viales.
b). A precios unitarios:
Aplicable en las contrataciones de bienes, servicios en general,
consultorías y obras, cuando no puede conocerse con exactitud o
precisión las cantidades o magnitudes requeridas. En el caso de
bienes, servicios en general y consultorías, el postor formula su
oferta proponiendo precios unitarios en función de las cantidades
referenciales contenidas en los documentos del procedimiento de
selección y que se valorizan en relación a su ejecución real, durante
un determinado plazo de ejecución. En el caso de obras, el postor
formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las
partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las
condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas, y las
cantidades referenciales, y que se valorizan en relación a su
c). Esquema mixto de suma alzada y precios unitarios:
Aplicable para la contratación de servicios en general y obras.
Tratándose de servicios, cuando las prestaciones comprendan
magnitudes o cantidades pueden conocerse con exactitud y
precisión, se contratan bajo el sistema de suma alzada; los elementos
cuyas magnitudes o cantidades no puedan conocerse, se contratan
bajo el sistema de precios unitarios. En el caso de obras, cuando en
el expediente técnico uno o varios componentes técnicos
corresponden a magnitudes y cantidades no definidas con precisión,
se contratan bajo el sistema de precios unitarios, en tanto los
componentes, cuyas cantidades y magnitudes estén definidas en el
expediente técnico, se contratan bajo el sistema de suma alzada.
d). Tarifa:
Aplicables para las contrataciones de consultoría en general y de
supervisión de obra, cuando no puede conocerse con precisión el
tiempo de prestación de servicio. En este caso, el postor formula su
oferta proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o referencial
para la ejecución de la prestación contenido en los documentos del
procedimiento y que se valoriza en relación a su ejecución real. Los
pagos se basan en tarifas. Las tarifas incluyen costos directos, cargas
sociales, tributos, gastos generales y utilidades.
e). En base a porcentajes:
Aplicable en la contratación de servicios de cobranzas,
recuperaciones o prestaciones de naturaleza similar. Dicho
porcentaje incluye todos los conceptos que comprende la
contraprestación que le corresponde al contratista.
f). En base a un honorario fijo y una comisión de éxito:
Aplicable en las contrataciones de servicios. En ese caso el postor
formula su oferta contemplando un monto fijo y un monto adicional
como incentivo que debe pagarse al alcanzarse el resultado esperado.
El honorario fijo y la comisión de éxito pueden calcularse en base a
3.2.1. Capítulo VII: Obras:
Artículo 179.- Liquidación del Contrato de Obra:
El contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada
con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de
sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo
vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde
el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo
de sesenta (60) días de recibida, la Entidad debe pronunciarse con
cálculos detallados, ya sea observando la liquidación presentada por
el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y
notificar al contratista para que éste se pronuncie dentro de los
quince (15) días siguientes. En caso el contratista no presente la
liquidación en el plazo previsto, es responsabilidad de la Entidad
elaborar la liquidación en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo
del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para
que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. La
liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda,
cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra
dentro del plazo establecido. Cuando una de las partes observe la
liquidación presentada por la otra, ésta debe pronunciarse dentro de
los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo,
se considera aprobada o consentida, según corresponda, la
liquidación con las observaciones formuladas. En el caso que una de
las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella
debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo
anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones
debe solicitar, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento
de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se
considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación
con las observaciones formuladas. Toda discrepancia respecto a la
liquidación, incluso las controversias relativas a su consentimiento o
al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve
según las disposiciones previstas para la solución de controversias
establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del
cobro de la parte no controvertida. En el caso de obras contratadas
bajo el sistema de precios unitarios, la liquidación final se practica
con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados;
mientras que en las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada
la liquidación se practica con los precios, gastos generales y utilidad
del valor referencial, afectados por el factor de relación. No se
procede a la liquidación mientras existan controversias pendientes
4.1. Liquidación de obra:
La liquidación final de una obra se puede definir como un cálculo técnico,
efectuado dentro de las condiciones contractuales (penalidades, intereses,
gastos generales, etc.), cuya finalidad es determinar el costo total de la obra,
el mismo que al compararlo con los montos pagados por la Entidad, podrá
determinar el saldo económico, ya sea a favor del contratista o de la Entidad,
según corresponda. Si el contrato es por el sistema de contratación a suma
alzada las partidas se liquidan al 100% cada una de ellas, independientemente
de su ejecución real, salvo que se hayan aprobado adicionales o deductivos,
en cuyo caso se estará conforme a lo aprobado. Si el contrato es por el sistema
de contratación de precios unitarios, considerando que bajo este sistema se
paga lo realmente ejecutado, corresponderá hacer un Metrado de todas las
partidas de obra a fin de determinar su real ejecución. En este caso se deben
tener también presentes los presupuestos adicionales y deductivos que se
hubieran aprobado, así como los planos de replanteo (o “planos según
construido”) para determinar los metrados realmente ejecutados también
llamados “metrados de post construcción”. Liquidar el contrato es un proceso
mediante el cual se deben establecer los valores de la siguiente formula:
𝑺𝒂𝒍𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙(𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛) − 𝑝𝑎𝑔𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠)
La importancia de la liquidación del contrato no solo es desde un punto vista
de cumplimiento de una norma reglamentaria y legal, sino que además tiene
efectos contables y tributarios, ya que un contrato no liquidado continúa
siendo considerado como una obra en curso y la obra no puede ser activada
como parte del inventario de la Entidad. El proceso de liquidación del
contrato requiere se cumplan dos condiciones:
a). Que se haya suscrito el acta de recepción de obra, o el acta de constatación
física e inventario de obra si el contrato fue resuelto.
b). Que no existan controversias pendientes.
4.1.1. Procedimientos y plazos de una liquidación de obra:
 Dentro de un plazo de 60 días de recibida, la Entidad deberá
pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el
contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificará al
contratista para que éste se pronuncie dentro de los 15 días siguientes.
 Si el contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su
elaboración será de responsabilidad exclusiva de la entidad en plazo
idéntico, siendo los gastos de cargo del contratista. La entidad notificará
la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los 15
 La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las
partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido.
 Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra,
ésta deberá pronunciarse dentro de los 15 días de haber recibido la
observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las
observaciones aprobadas.
 En el caso de que una de las partes no acoja las observaciones formuladas
por la otra, aquélla deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo
previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los 15 días
hábiles siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el
sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje.
 Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las
disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en
la Ley y en el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.
 En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios la
liquidación final se practicará con los precios unitarios, gastos generales
y utilidad ofertados; mientras que en las obras contratadas bajo el sistema
de Suma Alzada la liquidación se practicará con los precios, gastos
generales y utilidad del valor referencial, afectados por el factor de
relación. Con la liquidación, el contratista debe entregar a la entidad los
planos post construcción y la minuta de declaratoria de fábrica o memoria
descriptiva valorizada, según sea el caso. La entrega de dichos
documentos constituye, además de una condición para el pago del monto
de la liquidación a favor del contratista, una obligación contractual a su
 No se procederá a la liquidación mientras existan controversias
Imagen 01: Diagrama de flujo de liquidación de
obra (plazos generales).
4.1.2. Consultas y análisis de una liquidación de obra:
4.1.2.1. “¿Cuál debe ser el contenido de la liquidación del
contrato de obra?”
En primer lugar, debe indicarse que, una vez realizada la
recepción de la obra, procedimiento que se inicia cuando
culmina la ejecución de la misma, corresponde iniciar el
procedimiento de liquidación del contrato de obra, el mismo
que puede definirse como un proceso de cálculo técnico, bajo
las condiciones normativas y contractuales aplicables al
contrato, que tiene por finalidad determinar, principalmente,
el costo total de la obra y el saldo económico, que puede ser
a favor o en contra del contratista o de la entidad.
Así, la liquidación del contrato de obra debe contener todas
las valorizaciones, los reajustes, los mayores gastos
generales, la utilidad y los impuestos que afectan la
prestación, conceptos que siempre forman parte del costo
total de la obra. Adicionalmente, también puede incorporarse
otros conceptos autorizados por la normativa de
contrataciones del Estado como las penalidades aplicables al
contratista, los adelantos otorgados y sus amortizaciones,
entre otros conceptos que se incluyen al cumplirse
determinados supuestos y que determinan el saldo
económico a favor de una de las partes.
Al respecto, cabe precisar que, si bien el artículo 213 del
Reglamento señala que “Con la liquidación, el contratista
entregará a la Entidad los planos post construcción y la
minuta de declaratoria de fábrica o la memoria descriptiva
valorizada, según sea el caso, (…)” (el subrayado es
agregado), dichos documentos no forman parte de la
liquidación de obra, puesto que constituyen documentos
adicionales que debe presentar el contratista como condición
para el pago del monto de la liquidación a su favor.
Ahora bien, el artículo 211 del Reglamento desarrolla el
procedimiento de liquidación de obra, precisando en su
primer párrafo que “El contratista presentará la liquidación
debidamente sustentada con la documentación y cálculos
detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el
equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de
ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el
día siguiente de la recepción de obra. Dentro del plazo
máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad deberá
pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada
por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando
otra, y notificará al contratista para que éste se pronuncie
dentro de los quince (15) días siguientes.” (El subrayado es
Como se aprecia, el contratista debe presentar su liquidación
de obra con el sustento adecuado; es decir, con la
documentación y cálculos detallados que la justifiquen
En esa medida, la liquidación de un contrato de obra debe
contener todas las valorizaciones, los reajustes, los mayores
gastos generales, la utilidad y los impuestos que afectan la
prestación, así como las penalidades aplicables al contratista,
los adelantos otorgados y sus amortizaciones, entre otros
conceptos, los cuales deben estar debidamente sustentados
con la documentación y cálculos detallados que
4.1.2.2. “¿Cuáles son los supuestos para declarar la liquidación
de un contrato de obra como no presentada o
improcedente?”
De conformidad con lo indicado al absolver la consulta 2.1,
el contratista tiene un plazo de sesenta (60) días o el
ejecución de la obra (el que resulte mayor), contado desde el
día siguiente de la recepción de la obra, para presentar la
liquidación de obra ante la Entidad.
En esa medida, si el contratista no presenta la liquidación del
contrato de obra en dicho plazo, la Entidad debe considerarla
como no presentada a efectos de elaborar la liquidación por
sus propios medios, de conformidad con el segundo párrafo
del artículo 211 del Reglamento.
Ahora bien, es importante indicar que la normativa de
contrataciones del Estado no contempla supuesto alguno
mediante el cual se pueda calificar de “improcedente” la
liquidación de obra presentada por un contratista. En efecto,
de conformidad con el primer párrafo del artículo 211 del
Reglamento, dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de
recibida la liquidación elaborada por el contratista, la Entidad
solo puede observarla o elaborar otra, sin estar habilitada a
calificarla expresamente como “improcedente”.
Sin perjuicio de ello, debe indicarse que, de conformidad con
el último párrafo del artículo 211 del Reglamento, no se
procederá a la liquidación mientras existan controversias
pendientes de resolver. Esto significa que las partes no están
habilitadas para efectuar la liquidación de un contrato de
obra, en tanto existan controversias pendientes de resolver.
4.1.2.3. “¿Cuál es la condición contractual de la liquidación del
contrato de obra presentada por el contratista en el
supuesto que la Entidad formule una nueva liquidación?”
De conformidad con lo indicado al absolver las consultas
anteriores, debe reiterarse que el artículo 211 del Reglamento
señala que una vez presentada la liquidación por el
contratista, la Entidad tiene un plazo máximo de sesenta (60)
días, contados desde la mencionada presentación, para emitir
su pronunciamiento –ya sea observando la liquidación
presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente,
elaborando otra– y notificarlo al contratista para que este se
pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.
Sobre el particular, cabe precisar que, si una de las partes
observa la liquidación presentada por la otra, esta debe
pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido
la observación; de no hacerlo, se tiene por aprobada la
liquidación con las observaciones formuladas.
Asimismo, en caso que una de las partes no acoja las
observaciones formuladas por la otra, aquella debe
manifestarlo por escrito; en tal supuesto, dentro de los quince
(15) días hábiles siguientes, cualquiera de las partes deberá
solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación
y/o arbitraje. En este mismo sentido, el sexto párrafo del
artículo 211 del Reglamento indica que toda discrepancia
respecto a la liquidación de obra se resuelve según las
disposiciones previstas para la solución de controversias
establecidas en la normativa de contrataciones del Estado, sin
perjuicio del cobro de la parte no controvertida.
Adicionalmente, es importante indicar que la normativa de
contrataciones del Estado le ha otorgado la posibilidad a la
Entidad de elaborar su propia liquidación de obra cuando la
liquidación presentada por el contratista tiene defectos que
no pueden subsanarse a través de observaciones; situación
que traería como consecuencia que la liquidación de obra
elaborada por la Entidad reemplace o deje sin efecto a la
liquidación presentada por el contratista.
No obstante, puede ocurrir que, luego de presentada la nueva
liquidación de obra por la Entidad, el contratista se pronuncie
señalando la validez de su liquidación y, por tanto, la
invalidez de la liquidación presentada por la Entidad;
supuesto en el que correspondería que en arbitraje se defina
cuál es la liquidación válida.
De conformidad con lo expuesto, si bien la liquidación de
obra elaborada por la Entidad reemplaza, en principio, a la
liquidación de obra elaborada por el contratista, puede
suceder que, frente a las observaciones presentadas por las
partes, la definición de la validez de las liquidaciones
corresponda al árbitro o tribunal arbitral.
4.1.2.4. “¿Cuál es el efecto legal de la liquidación de contrato de
obra consentida por falta de pronunciamiento por alguna
de las partes?”
El tercer párrafo del artículo 211 del Reglamento señala que
“La liquidación quedará consentida cuando, practicada por
una de las partes, no sea observada por la otra dentro del
plazo establecido.”
Al respecto, debe indicarse que el hecho que una liquidación
de obra quede consentida genera efectos jurídicos y
económicos. Los primeros, implican que la liquidación del
contrato de obra quede firme y, en ese sentido, no pueda ser
cuestionada por las partes posteriormente, en tanto se
presume que su no observación dentro del plazo establecido
implica su aceptación. Los segundos efectos, consecuencia
directa de los primeros, implican que, al determinarse el
costo total de la obra y el saldo económico a favor de alguna
de las partes, se origine el derecho al pago del saldo a favor
del contratista o de la Entidad, según corresponda.
En esa medida, los efectos jurídicos del consentimiento de la
liquidación de obra implican que esta quede firme; es decir,
no pueda ser cuestionada por las partes posteriormente, en
tanto se presume que su no observación dentro del plazo
establecido presupone su aceptación; asimismo, se genera el
derecho al pago del saldo económico a favor de alguna de las
partes, de corresponder.
4.1.2.5“¿La liquidación de obra debe incluir los alcances del
Laudo que esté consentido y/o ejecutoriado?” (sic).
De conformidad con lo indicado en el quinto y sexto párrafos
del artículo 211 del Reglamento, toda discrepancia respecto
a la liquidación de un contrato de obra se resuelve a través de
su sometimiento a conciliación y/o arbitraje.
En este último caso, el laudo emitido por el árbitro o tribunal
arbitral debe contener las disposiciones necesarias que
resuelvan la controversia en su totalidad, debiendo establecer
claramente las condiciones u obligaciones que las partes
deben cumplir para ello. Ello implica, de ser necesario, que
en el laudo se definan los conceptos que deben incluirse en
la liquidación de obra.
En consecuencia, a través de la emisión del laudo arbitral, el
árbitro o tribunal arbitral debe resolver todas las
controversias sometidas a su jurisdicción sobre la liquidación
de un contrato de obra, debiendo señalar, de corresponder,
los conceptos que debe incluir dicha liquidación.
4.1.3. Tipos liquidación de obra:
a). Obra por contrata; Distinguimos dos tipos de liquidaciones:
 Liquidación de obra por contrata a suma alzada.
 Liquidación de obra por contrata a costos unitarios.
4.1.3.1. Liquidación de obra por contrata:
Cuando la obra es por contrata, el contratista presentara la
liquidación debidamente sustentado y con cálculos detallados,
dentro de un plazo de 60 días o el equivalente e decimo de
plazo de ejecución de la obra, el que resuelta mayor, contado
desde el día siguiente de la recepción de la obra.
4.1.3.1.1. Liquidación de obra por contrata a suma alzada:
A suma alzada las partidas se liquidan al 100%,
salvo que se hayan aprobado adicionales o
Aplicable cuando las cantidades, magnitudes y
calidades de la prestación estén definidas en las
especificaciones técnicas, en los términos de
referencia o, en el caso de obras, en los planos,
especificaciones técnicas, memoria descriptiva y
presupuesto de obra, respectivas. El postor formula
su oferta por un monto fijo integral y por un
determinado plazo de ejecución. Tratándose de
obras, el postor formula dicha oferta considerando
los trabajos que resulten necesarios para el
cumplimiento de la prestación requerida según los,
planos, especificaciones técnicas, memoria
descriptiva y presupuesto de obra que forman parte
del Expediente Técnico, en ese orden de prelación;
debiendo presentar para la suscripción del contrato
el desagregado de partidas que da origen a la oferta.
El mismo orden de prelación se aplica durante la
ejecución de la obra. No puede emplearse el sistema
de contratación a suma alzada en obras de
saneamiento y viales.
En contratos suma alzada.
Se usan los precios del presupuesto referencial
ajustados por el factor de relación y/o los precios
pactados con los gastos generales fijos y variables
propios del adiciona, tomando como base los
montos asignados en el valor referencial
multiplicado por el factor de relación; incluyendo la
utilidad multiplicada por el factor de relación, y el
4.1.2.1.1.1. Documentos neceserios para elaborar la
liquidacion de contrato de obra a suma alzada:
a). Contrato de obra:
Contiene los antecedentes , el objeto del
contrato, los plazos de ejecucion de la obra (si
es concurso oferta el plazo de elaboracion del
expediente tecnico), monto del
contrato,vigencia del contrato (entrega del
terreno hasta la cancelacion de la liquidacion de
la contrato), de las garantias, del residente de
obra, de la supervision, de los delantos,
adelanto directo y adelanto de materiales de las
penalidades, de las valorizaciones y pagos , de
los reajustes de precios, de ñlas prorrogas de las
ejecuciones de la obra (apliaciones de plazo), de
las obras adicionales de la resolucion de l
contrato, de la intervancion economica de la
ejecucion de las garantias, de los seuros de la
recepcion de la obra de la liquidacion del
contrato, responsabilidad del contratista ,
solucion de controversias , casos fortuitos o
fuerzas mayores y disposiciones finales.
b). Hoja del presupuesto del contrato.
c). Hoja de resumen del presupuesto:
Es lo unico que le interesa al liquidador por que
el contrato de obra tambien indica el monto.
d). Formula polinomica del expediente tecnico:
Como maximo podemos tener 8 formulas
polinomicas( agrupandolo por especialidades).
e). Control valorable o recor de pago de
valorizaciones y adelantos:
La entidad tiene la obligacion que tiene que dar
lo que se denomina el contro valorable y tiene
que considir sustancialmente con cada uno de
los pagos que se a hecho los adelantos,
adelantos directo, pago de los adicionales pagos
generales etc. Todo tiene que estar plasmado y
Quien lo genera la adminitracion o el ente
f). Resoluciones de adicionales deductivos:
Las resoluciones de cada uno de los adicionales
y de los deductios tiene que estar firmado por el
titular del pliegue el adiconal tiene el mismo
rango que el expediente tecnico,el adicional tiene
que estar acompañodado del presupuesto
adicional en si el adicional propia formula
polinomica y tienes su propio gastos generales y
tiene su propio gasto de obra.
En el momento de la adicionales todo debe de
estar aprobado y eso se procesa al calculo de los
reintegros etc.
g). Resolucion de ampliaciones de plazo :
Nos interesa para el cronograma que indica el
ingeniero, nos genera un nuevo calendario de
obra que tiene que ser programado
Y generaran mayores gastos generales.
h). Calendariode avance de obra adecuado a la
fecha del inicio oficial de la obra.
i). Calendario de vance de obra vigente,
incluyendose las ampliaciones obra
Es un croonograma valorizado de obra a la
firma del contrato esto indica mes 1 mes2,
mes3, mes 4, pero cuando ya se firmo el
contrato ya se tiene que fecharlo ( se tiene que
hacer propocional el avance de obra ala fecha
de inicio de obra) el calendario fechado es el
que se va ir reprogramado.
j). Solicitud del adelanto directodocumento de
tramite del adelanto y comprobante de pago
El adelanto directo es una solicitud que hace el
contratista adjuntando su carta fianza.
k). Solicitud del contratista del adelanto de
Debe de aber una delanto de materiales debe de
estar acompañado por el calculo de montos
maximos a solicitar material por material se
calcula a base de la form,ula polinomica.
l). Acta de entre ga de terreno :
Se necesita para determinar la fecha de inicio de
obra que pude ser entrega del expediente tecnico.
m). Copias de las anotaciones del cuaderno de
obra donde se verifica :
El inicio real de la obra, inicio oficial de obra,
solicitud de recepcion del residente al haberse
concluido la obra, conformidad del supervisor
del termino de obra y la anotacion del residente
donde indica haber culminado el levantamiento
de observacion correspondiente.
n). Resolucion del nombramiento del comité de
recepcion de la obra:
Donde se recipnan a los miembros del comité
( es el supervisor de obra que siempre tiene
que intervenir para el efecto de la recepcion de
la obra y los especialistas del caso).
o). Informe de levantamiento de observacion:
Se notifica al contratitas y al miembro de
comitecuando va ha ser la recepcion de la obra
elaboran un pliego.
p). Acta de recepcion:
Finalmente subsanada las observaciones se
firma el acta de recepcion.
4.1.3.1.2. Liquidación de obra por contrata precios
A precios unitarios corresponderá hacer un
remetrado de todas las partidas de obra a fin de
determinar su real ejecución, se deben tener también
presentes los presupuestos adicionales y deductivos.
Los adicionales se formulan con los precios
contratados y/o pactados y los gastos generales fijos
y variables propios del adicional, teniendo como
base los análisis de los gastos generales del
presupuesto original contratado, incluyendo la
utilidad ofertada y el IGV.
4.2. Valorizaciones y metrados de costos unitarios para una liquidación de
Artículo 166.- Valorizaciones y Metrados Las valorizaciones tienen el
carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período
previsto en las Bases, por el inspector o supervisor y el contratista. En el caso
de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, durante la
ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados
ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los
montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el
contratista; a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje
correspondiente al Impuesto General a las Ventas.
A precios unitarios corresponderá hacer un remetrado de todas las partidas de
obra a fin de determinar su real ejecución, se deben tener también presentes
los presupuestos adicionales y deductivos.
En las obras contratadas bajo el sistema a precios unitarios se valoriza hasta
el total de los metrados realmente ejecutados.
Los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por
el contratista y el inspector o supervisor, y presentados a la Entidad dentro de
los plazos que establezca el contrato. Si el inspector o supervisor no se
presenta para la valorización conjunta con el contratista, este la efectúa. El
inspector o supervisor debe revisar los metrados durante el periodo de
aprobación de la valorización.
4.3. Valorizaciones y metrados suma alzada para una liquidación de obra:
Artículo 166.- Valorizaciones y Metrados en el caso de las obras contratadas
bajo el sistema a suma alzada, durante la ejecución de la obra, las
valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados contratados
con los precios unitarios del valor referencial, agregando separadamente los
montos proporcionales de gastos generales y utilidad del valor referencial. El
subtotal así obtenido se multiplica por el factor de relación, calculado hasta la
quinta cifra decimal; a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje
En el caso de las obras bajo el sistema de suma alzada se valoriza hasta el total
de los metrados del presupuesto de obra.
4.4. Artículo 167.- Reajustes:
En el caso de obras, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste
“K” conocido al momento de la valorización. Cuando se conozcan los Índices
Unificados de Precios que se deben aplicar, se calcula el monto definitivo de
los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorización más cercana
posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.
4.5. Artículo 168.- Discrepancias respecto de valorizaciones o metrados:
Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o
valorización de los metrados entre el contratista y el inspector o supervisor o la
Entidad, según sea el caso, estas se resuelven en la liquidación del contrato, sin
perjuicio del cobro de la parte no controvertida. Si la valorización de la parte
en discusión representa un monto igual o superior al cinco por ciento (5%) del
contrato actualizado, la parte interesada puede someter dicha controversia a
conciliación y/o arbitraje, o a la Junta de Resolución de Disputas, según
corresponda; dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de haber tomado
conocimiento de la discrepancia. El inicio del respectivo medio de solución de
controversias no implica la suspensión del contrato ni el incumplimiento de las
En caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra,
aquélla deberá manifestarlo por escrito dentro de los quince (15) días
calendario de haber recibido la observación. En tal supuesto, dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el
sometimiento a conciliación y/o arbitraje.
4.7.1. Supuesto 1: El contratista presenta su liquidación final:
1. A partir del día siguiente de decepcionada la obra (en forma definitiva),
el contratista debe presentar la liquidación según lo siguiente:
a. Debidamente sustentada (fundamentalmente solo documentos que
sustenten cálculos).
b. Con cálculos detallados.
c. Minuta de Declaratoria de Fábrica o la Memoria Descriptiva
d. Planos post construcción.
El plazo para presentar la liquidación final es de 60 días naturales o
1/10 del plazo vigente de ejecución (plazo ampliado) de la obra, el
que resulte mayor. Ejemplo:
Plazo contractual: 100 días
Ampliación de plazo Nº 01: 20 días
Ampliación de plazo Nº 02: 30 días
Plazo vigente: 150 días
Plazo para liquidar: 1/10 (150) = 15 d.c. < 60 d.c Plazo mayor = 60
2. Presentada la liquidación por el contratista, la Entidad debe
pronunciarse dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente.
De no aprobarla puede:
a. Observar la liquidación del contratista, la cual debe ser notificada al
contratista por escrito (carta u oficio), con los sustentos y/o cálculos
b. Elaborar otra, es decir la Entidad hace su propia liquidación final (de
acuerdo con el artículo 42 de la Ley, la Entidad debe emitir
resolución o acuerdo fundamentado y notificar al contratista).
En ambos casos el contratista debe ser notificado dentro del plazo
determinado, caso contrario, si la notificación es después del citado
plazo estaríamos ante una notificación extemporánea y la liquidación
presentada por el contratista se considera consentida.
3. Notificado el contratista (observaciones o liquidación de la Entidad),
este tiene 15 días calendario para pronunciarse. En este contexto se
a. Si el contratista no se pronuncia sobre las observaciones o liquidación
de la Entidad estas quedan consentidas.
b. Si el contratista se pronuncia puede ocurrir:
Acepta o acoge las observaciones o liquidación de la Entidad en
forma total; con lo cual las observaciones o liquidación de la Entidad
serán las que queden aprobadas.
No acepta o no acoge las observaciones o liquidación de la Entidad
en forma parcial o total; con lo cual el contratista tiene los 15 días
calendarios antes mencionados para hacer llegar a ésta su
4. Notificada la Entidad de que el contratista no ha acogido las
observaciones o liquidación final puede suceder:
a. La Entidad acepta lo manifestado por el contratista.
b. La Entidad no acepta lo manifestado por el contratista.
5. En el caso de que una de las partes no acoja las observaciones
formuladas por la otra, aquélla deberá manifestarlo por escrito dentro
del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes, cualquiera de las partes deberá
solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o
4.7.2. Supuesto 2: El contratista no presenta su liquidación final:
1. Si el contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su
elaboración será responsabilidad exclusiva de la Entidad en idéntico
plazo (1/10 del plazo vigente o
60 días calendario, el que sea mayor), siendo los gastos de cargo del
El “cargo” debe ser precisado en las Bases o el contrato de obra a fin
de que el contratista tenga conocimiento del monto que le costará si
no hace la liquidación.
2. La Entidad notificará su liquidación final al contratista, quien
dispondrá de 15 días calendarios para pronunciarse. Si el contratista
no se pronuncia la liquidación de la Entidad quedará consentida.
Si el contratista si se pronuncia puede ocurrir:
a. Acepta la liquidación de la Entidad.
b. No acepta la liquidación de la Entidad.
3. En el supuesto que el contratista comunica la Entidad que no acoge su
liquidación final, esta deberá pronunciarse dentro de los 15 días
calendarios siguientes de haber recibido la observación, de no hacerlo
se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones
Si la Entidad se pronuncia puede ocurrir:
a. Acepta las observaciones del contratista a la liquidación de la
b. No acepta las observaciones del contratista a la liquidación de la
4. En el caso de que una de las partes no acoja las observaciones
4.7.3. Supuesto 3: Si ninguna de las dos partes presenta la liquidación final
De acuerdo con la Opinión Nº 087-2008-DOP del
28.11.2008, cuando ninguna de las partes presenta la liquidación final
y esta es presentada en forma extemporánea sea por el contratista o por
la Entidad, a partir de ese momento, serán de aplicación los plazos y
procedimientos establecidos en la norma de contrataciones.
 La liquidación final es un procedimiento técnico administrativo que consiste
en recalcular las valorizaciones, reajustes, deducciones, penalidades,
etc., para determinar el costo final de obra y los saldos económicos por pagar
o devolver.
 El procedimiento de cálculo de una liquidación de obra depende si el
contrato de obra fue a suma alzada (con los metrados contratados), precios
unitarios (con los metrados realmente ejecutados), concurso oferta (con los
metrados del expediente técnico elaborado por el contratista), etc.
 La Entidad tiene la potestad de observar la liquidación final presentada por
el contratista (existe una sola liquidación) o formular su propia liquidación
(existen dos liquidaciones).
 La Entidad no puede devolver (físicamente) la liquidación final presentada
por el contratista bajo el argumento de su deficiente o incompleta
formulación. De ser el caso, la Entidad está en la facultad de formular su
propia liquidación.
 El documento sustenta torios exigibles de una liquidación son aquellos que
sustentan los cálculos que considera la citada liquidación. Otros documentos
no relacionados con cálculos son accesorios y su ausencia no invalida la
 Los plazos del procedimiento de trámite, observación y aprobación de una
liquidación son todos en días calendario.
 El costo de elaborar una liquidación en caso el contratista no la elabore en
su plazo de Reglamento debe estar establecido en las
 Bases del proceso de selección. Este costo podría ser variable en función de
la complejidad de la liquidación.
 En el caso de que transcurrido los plazos del reglamento ninguno de las
partes haya formulado la liquidación final, el primero que presente la
liquidación final a la otra parte activa los plazos y procedimientos del
 Las discrepancias en la liquidación final se resuelven vía conciliación o
arbitraje, lo cual se debe invocar en el plazo del Reglamento.
 Los saldos a favor de la Entidad los debe devolver el contratista en el lapso
de tres días calendario de haber sido notificado caso contrario la Entidad
está facultada a ejecutar la garantía de fiel cumplimiento de contrato y
cobrarse la parte necesaria.
Con la hoja exel, mostrado que es un programa de celdas cinculados se procede:
 Ingresar datos en la ficha tecnica.
 Calculo de la formula polinomica.
 Calculo de deduccion de adelanto directo.
 Calculo de deducion de adelanto de materiales.
 Calculo de reajustes autorizado principal y de adicionales (si hay carios se
detallan uno por uno).
 Calculo de mayores gastos generales.
 Calculo de intereses.
 Calculo de valorizaciones pagadas
 Calculos de F y V.
 Liquidacion (balance).
4.9. Artículo 181.- Declaratoria de fábrica o memoria descriptiva valorizada
Con la liquidación:
El contratista debe entregar a la entidad los planos post construcción y la
minuta de declaratoria de fábrica o memoria descriptiva valorizada, según sea
el caso. La entrega de dichos documentos constituye, además de una condición
para el pago del monto de la liquidación a favor del contratista, una obligación
contractual a su cargo. La Declaratoria de Fábrica se otorga conforme a lo
dispuesto en la Ley de la materia. La presentación de la Declaratoria de Fábrica
mediante escritura pública, es opcional.
La liquidación de un contrato de obra debe contener todas las valorizaciones, los
reajustes, los mayores gastos generales, la utilidad y los impuestos que afectan la
prestación, así como las penalidades aplicables al contratista, los adelantos
otorgados y sus amortizaciones, entre otros conceptos, los cuales deben estar
debidamente sustentados con la documentación y cálculos detallados.
Cuando el contratista no presente la liquidación del contrato de obra dentro del
plazo de sesenta días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de
ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la
recepción de la obra, la Entidad debe considerarla como no presentada a efectos
de elaborar la liquidación que corresponda.
La normativa de contrataciones del Estado no contempla supuesto alguno
mediante el cual se pueda considerar “improcedente” a la liquidación de obra
presentada por un contratista.
Si bien la liquidación de obra elaborada por la Entidad reemplaza, en principio, a
la liquidación de obra elaborada por el contratista, puede suceder que, frente a las
observaciones presentadas por las partes, la definición de la validez de las
liquidaciones corresponda a un árbitro o tribunal arbitral.
Los efectos jurídicos del consentimiento de una liquidación de obra implican que
esta quede firme; es decir, no pueda ser cuestionada por las partes posteriormente,
en tanto se presume que su no observación dentro del plazo establecido presupone
su aceptación. Adicionalmente, se genera el derecho al pago del saldo económico
a favor de alguna de las partes, de corresponder.
A través de la emisión del laudo arbitral, el árbitro o tribunal arbitral debe resolver
todas las controversias sometidas a su jurisdicción sobre la liquidación de un
contrato de obra, debiendo señalar, de corresponder, los conceptos que debe
incluir dicha liquidación.
En el procedimiento de liquidación de un contrato de obra solo intervienen el
contratista y la Entidad, no estando facultados el residente ni la supervisión para
presentar y/o recibir la liquidación del contrato de obra elaborada por alguna de
(1) Mejía C.; Informe de Liquidaciones de obras final; [Seriada en línea]; 12 de
junio del 2012; [Citado 2018 julio 09]: [86 Páginas]. Disponible en:
https://es.scribd.com/doc/96836988/Informe-de-Liquidacion-de-Obra-Final
(2) Camcapa M.; Liquidación de obras por contrata; [Seriada en línea]; 25 de
agosto del 2016; [Citado 2018 julio 09]: [20 Páginas]. Disponible en:
https://es.slideshare.net/marcialcancapahancco/liquidacin-de-obras-por-
(3) Cautivi A.; Liquidación de obras; [Seriada en línea]; 04 de mayo del 2010;
[Citado 2018 julio 09]: [13 Páginas]. Disponible en:
https://es.slideshare.net/Cauvi2/liquidacin-de-obra2?next_slideshow=1
(4) Chura J.; Valorizaciones y Liquidación de obras; [Seriada en línea]; 08 de
marzo del 2010; [Citado 2018 julio 09]: [13 Páginas]. Disponible en:
file:///C:/Users/Gonzales%20J/Downloads/84935221-54059488-
Liquidacion-de-Obra-SENCICO.pdf
(5) Serrano J.; Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado
aprobado con DECRETO SUPREMO Nº 350-2015-EF de 09.DIC.2015;
[Seriada en línea]; 15 de diciembre del 2015; [Citado 2018 julio 09]: [13
Páginas]. Disponible en:
https://es.slideshare.net/miguelserrano5851127/reglamento-de-la-ley-n-
30225-ley-de-contrataciones-del-estado-aprobado-con-decreto-supremo-n-
3502015ef-de-09dic2015
(6) Rivera P.; Manual de Liquidación de Obras públicas OSCE; [Seriada en
línea]; 09 de abril del 2015; [Citado 2018 julio 09]: [10 Páginas]. Disponible
en: https://es.slideshare.net/faustopalominorivera/contratacin-de-obras-
publicas?qid=dc90f964-75c1-4c2e-
86b5a2bceaeeabf&v=&b=&from_search=7
(7) Municipio al día, procedimientos a considerar en la liquidación de obras por
contrata, [seriada en línea], 09 de diciembre del 2016, [Citado 10 de Julio del
2018]: [2 de páginas]. Disponible en: https://municipioaldia.com/consultas-
frecuentes/consulta_frecuente_900943/
(8) Doroteo F. Valorización y liquidación de obra, mejoramiento de pistas y
veredas – Cajamarca. [Tesis de Titulo Professional]. Cajamarca: Universidad
Nacional de Cajamarca; 2014.
Ejemplo de un infome de la liquidacion de una obra por contrata a suma alsada.
Proporcionada por la Ingeniera Rosmery Peralta Paico.
DPTO. DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS Y ORGANIZACIÓN
INFORME N° 009-2016-SFVMC-DLOyO-MPS
A : Ing. ROSMERY PERALTA PAICO
Jefe del Dpto. de Liquidación de Obras y Organización
DE : Ing. SERGIO FRANCO VALENTINO MEJÍA CABRERA
Liquidador de Obras Públicas
ASUNTO : LIQUIDACIÓN DE OBRA
REF : PROVEIDO Nª 0285-2016-GOP-MPS
FECHA : Chimbote, 15 de febrero del 2016
Por medio de la presente, remito a Ud., la Liquidación de la Obra: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y
VEREDAS EN EL CENTRO CIVICO COMERCIAL DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL
SANTA – ANCASH", SNIP 272961, ejecutada por la Empresa Contratista CONSORCIO CENTRO CIVICO
I y supervisada por El Consultor: CONSORCIO SUPERVISOR C&S, teniendo en cuenta que la presente
liquidación ha sido debidamente revisada y recalculada, determinando que para cumplir con los
compromisos contractuales, existen saldos a CARGO de la Empresa Contratista Ejecutor de la Obra, los
mismos que deben ser abonados o pagados a esta Entidad Municipal, de acuerdo a lo que se expone a
OBRA : "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO CIVICO
COMERCIAL DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA –
ANCASH"
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : Contrata a Suma Alzada
PROCESO DE SELECCION : L.P. Nª004-2015-MPS-CE
MONTO DEL CONTRATO (con IGV) : S/. 3, 126,993.80
PLAZO DE EJECUCIÓN : 90 Días Calendarios
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 30-jun-15
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 01-jul-15
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 28-set-15
TÉRMINO REAL DE OBRA, SEGÚN SUPERVISIÓN : 06-oct-15
FECHA DE ACTA DE RECEPCION DE OBRA : 24-nov-15
RESIDENTE DE OBRA : Ing. Enrique Miranda Caldas
SUPERVISION DE OBRA : Ing. Riquelme Castañeda
Asimismo, el resumen de cuentas es Cargo del Contratista y es como sigue:
MONTO TOTAL AUTORIZADO S/. 40,277.24
DEVOLUCIÓN DE FONDO DE GARANTIA S/. 0.00
I.G.V 18% S/. 7,249.90
PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA OBRA S/. 0.00
PENALIDAD, según TUPA 2007-MPS S/. 23,452.45
SALDO TOTAL A CARGO DEL CONTRATISTA S/. 70,979.59
SON: SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 59/100 NUEVOS SOLES
Es todo cuanto debo informar, para su conocimiento y fines.
Informe 02: informe de la liquidación de obra por contrata a suma alzada actualizada
DPTO DE LIQUIDACION DE OBRAS Y
INFORME Nº 0102-2016-DLOyO-GO–MPS
A : Ing. JAVIER F. MENACHO MENDEZ.
DE : Ing. ROSMERY ANGELICA PERALTA PAICO.
Jefe del Dpto. de Liquidación de Obras y Organización.
ASUNTO : ACTUALIZACIÓN DE CONCILIACIÓN CONTABLE.
a. - Proveído Nº 01052-2016-GO-MPS.
b.- “MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAD EN EL
CENTRO CIVICO COMERCIAL DEL DISTRITO DE
CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, ANCASH” SNIP
Nº272961, L.P. Nº004-2015-MPS-CE.
FECHA : Chimbote, 02 de Mayo del 2016.
Por medio de la presente informo a Ud., que en revisión del INFORME Nº 0286-2016-
SGOP-GOP-MPS se toma atención al segundo párrafo donde en su opinión el contratista ha
cumplido en su integridad la presentación de la liquidación final de obra por lo no correspondería
asignarle al Contratista la suma de S/. 23,452.45 Soles. En este sentido se deriva a su despacho
el informe de liquidación final recalculado de la Liquidación de la Obra en mención, para la
actualización contable y financiera. El Departamento de Liquidaciones y Organización menciona
que en revisión a los antecedentes los Expedientes Administrativos Nº 11357 y Nº 12093 fueron
presentados posteriormente a los 60 días que estipula el Reglamento de la Ley de Contrataciones
los mismos que en su opinión no es causal para asignarle el incumplimiento de la presentación
según reglamentación que regula la contratación de la presente obra. Así mismo se menciona que
después de haber recalculado las valorizaciones contractuales autorizadas el Ing. Sergio Franco
Mejía Cabrera en su calidad de Liquidador de Obra se pronunció mediante el INFORME Nº 015-
2016-SFVMC-DLOyO-MPS del 15 de febrero del 2016 determinando el saldo a CARGO DEL
CONTRATISTA la suma de S/. 47,527.14 Nuevos Soles donde menciona que la presente
liquidación ya ha sido recalculada en sus plazos establecidos según ley y se toma la indicación
hecha por su despacho de no consignarse dicho monto en los cálculos finales de la presente
liquidación; entendiéndose así que habiendo sido liquidada en sus plazos previstos es su
despacho quien determina no considerar la cantidad determinada en este departamento a la no
subsanación de observaciones según los plazos establecidos de acuerdo a ley.
Informo a Ud. que el Dpto. de Liquidación de Obras y Organización determinó un saldo a CARGO
del contratista por la suma de S/. 47,527.14 nuevos soles, como resultado de la aplicación de las
fórmulas polinómicas del presupuesto aprobado; es preciso mencionar que el monto final a favor
del contratista está considerando el porcentaje del 18% por I.G.V., el cual se detalla a continuación:
LIQUIDACION DE SALDO DETERMINADO:
Saldo a CARGO del contratista……………………………………. S/. 40,277.24
Por concepto de adelanto otorgado…………………………………. S/. 0.00
I.G.V. (18%)........................................................................................ S/. 7,249.90
Penalidad, según TUPA 2007-MPS…………………………………... S/. 0.00
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA.... ……………….. S/. 47,527.14 Nuevos Soles
Se puede señalar que en la Liquidación Final de la Obra se consignan los siguientes montos
Monto del Contrato Final (Contrato Principal + Adicionales + Reajustes + I.G.V.) S/. 3’079,466.66
Monto total pagado (según información contable) (S/. 3’126,993.80)
Saldo Inicial a Cargo del Contratista: (S/. 47,527.14)
Costo por Elaboración de Liquidación de Obra Según Tupa 2007: (S/. 0.00)
Penalidad por Atraso de Obra: (S/. 0.00)
Saldo Total a Cargo del Contratista: S/. 47,527.14
CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA:
Monto del Contrato Final: S/. 50,000.00
Monto Total Pagado (según información contable) (S/. 50,000.00)
Devolucion por Garantia de Fiel Cumplimiento S/. 5, 000.00
INFORME CONTABLE FINANCIERO (según reporte de contabilidad):
Monto Total Asignado S/. 3’208,580.00
Monto Total Ejecutado: (S/. 3’176,993.80)
Saldo Total Disponible S/. 31,586.20
En lo referente al SALDO A CARGO por el importe de S/. (47,527.14) Nuevos Soles, los cuales
corresponden al Reajuste de precios por Fórmula Polinómica, el referido saldo debe ser Deducido de
la Carta Fianza presentada por el Contratista, o de lo contrário debe ser depositado el importe de S/.
47,527.14 soles en las cuentas de la Municipalidad, debiendo coordinar con la Sub Gerencia de
De otro lado de la revisión de la Ficha SNIP del presente PIP de código 272961,
se aprecia en el Análisis de Sostenibilidad que el ente responsable de la Operación y
Mantenimiento le corresponde a la Municipalidad Provincial del Santa, con su Presupuesto
correspondiente ya que la obra se encuentra totalmente concluida y puedan proceder a
ejecutar tales labores comprometidas, las mismas que deberán tener su Presupuesto
Siendo necesario continuar con el procedimiento de aprobación de liquidación final
de contrato de obra con su Resolución de Alcaldía correspondiente, teniendo en cuenta que el
Reglamento de Contrataciones del Estado señala plazos perentorios para tal acto administrativo y
además es necesario continuar con las siguientes fases del PIP, es necesaria la actualización
de conciliación contable , por lo que se sugiere el trámite correspondiente como trámite previo
a la emisión de la Resolución mencionada, cabe indicar que estos actos administrativos deben
desarrollarse a la brevedad posible, teniendo en cuenta que se trata de cumplir con los plazos
perentorios que establece el Reglamento de Contrataciones del Estado (D.S. Nº 184-2008-EF)
conformidad a lo que establece el art. 211º.
Es todo cuanto informo a Usted, para su conocimiento y fines a seguir .
Cc. RAPP/DLOyO.
Datos de la obra por contrata a suma alzada liquidación:
• Unidad gestora : Municipalidad Provincial del Santa
• Unidad ejecutora : Municipalidad Provincial del Santa
• Oficina ejecutora : Gerencia de Obras Publicas
• Expediente de ejecución
• Código SNIP : 272961
• Año presupuestal : 2015
• Fuente de financiamiento :
Rubro 18 : Canon y Sobre Canon , Regalias de Aduanas y
Fuente de Financiamiento 05 : Recursos Determinados
• Modalidad de ejecución : Contrata
• Obra :
"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO CIVICO COMERCIAL
DEL DISTRITO DE CHIMBOTE ,PROVINCIAL DEL SANTA".
Dpato. : Ancash.
Localidad : Chimbote
• Proyectista : Ing. Henry Herrera Chavarria
• Valor referencial : S/. 3,158,579.55 INC. IGV
• Fecha P. de obra : 15/01/2015
• Responsable de la Ejecución de obra
• Contratista : CONSORCIO CENTRO CIVICO I
• Sistema de contratación : Contrata
• Contrato de ejecución : Nº 017-2015-MPS-SGL
LP-Nº004-2015-MPS-CE
• Consentimiento buena pro : 09/06/20015
• Fecha firma de contrato : 25/06/2015
• Monto contratado : S/. 3,126,993.80 INC. IGV
• Monto contratado : S/. 2,649,994.75 SIN IGV
• Factor de relación : 0.83898
• Plazo de Ejecución : 90.00 d.c
• Residente : Ing. Enrique E Miranda Caldas
• Responsable de la Supervisión de obra
• Consorcio Supervisor : CONSORCIO SUPERVISOR C&S
• Representante Legal : Ing.Rosendo Riquelme Castañeda Gamboa
• Jefe de Supervision : Ing.Rosendo Riquelme Castañeda Gamboa
• Fechas de ejecución
• Entrega del Terreno : 30/06/2015
• Entrega Adelanto directo : no existio
• Inicio del Plazo de Obra : 1/07/2015
• Inicio de Obra : 1/07/2015
• Plazo de Ejecución : 90.00 d/c (5 meses)
• Ampliación de Plazo : no solicitado d/c
• Térm. Contract. : 28/09/2015
• Termino real : 6/10/2015
• Fecha de Recepcion : 24/11/2015
• Estado de obra : Recepcionada-Puesta al Servicio de la Comunidad
COMPARATIVO DE METRADOS
OBRA: :
"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO CIVICO COMERCIAL DEL DISTRITO DE CHIMBOTE ,PROVINCIAL DEL
: Chim bote
EJECUTOR: CONSORCIO CENTRO CIVICO I
ING.RESID.
: Ing. Enrique E Miranda Caldas
ING. SUP.: Ing.Ros endo Riquelm e Cas tañeda Gam boa
PERIODO: del 28/08/2015 al 26/10/2015
ITEM. UNIDAD METRADO
DESCRIPCION DE PARTIDA REALMENTE
UND UND PROYECTADO-
EXP.TECNICO
1.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO GLB 1.00 1.00
1.02 OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA GLB 1.00 1.00
1.03 CARTEL DE OBRA DE 3.60x 7.20m - (Gigantografía) UND 1.00 1.00
1.04 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA GLB 1.00 0.90
2.00 OBRAS PRELI MI NARES
1.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA M2 9,473.05 9,183.72
1.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE LA OBRA M2 9,473.05 9,183.72
3.00 MOVIMIENT O DE T IERRAS
3.01 CORTE HASTA NIVEL DE SUBRASANTE M3 8,223.19 8,223.19
3.02 PREPARACION DE SUB-RASANTE C/MOTONIVELADORA M2 9,473.05 9,473.05
3.03 MEJ. Y EST. DE SUELO PARA SUBR.OVER T.M.6" M2 1,289.49 1,289.49
3.04 MEJ. DE SUBR.MATERIAL GRAN.A-1-b(0), IP=01,E=0,30M M2 1,289.49 1,289.49
3.05 MEJ. DE SUBR.MATERIAL GRAN.A-1-b(0), IP=01,E=0,40M M2 8,183.56 8,183.56
3.06 SUB - BASE DE AFIRMADO A-1-b(0), IP= O, E= 0.20m M2 9,473.05 9,473.05
3.07 BASE DE AFIRMADO DE A-1-b(0), E= 0.15m M2 9,473.05 9,183.72
3.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. D=10Km M3 9,867.82 9,867.82
4.00 PAVIMENT ACION
4.01 BARRIDO DE BASE PARA IMPRIMACION M2 9,473.05 9,183.72
4.02 IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA M2 9,473.05 9,183.72
4.03 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2 " M2 9,473.05 9,183.72
5.00 SARDINELES
5.01 SARDINELES PERALT ADO
5,01,01 TRAZO Y REPLANTEO PARA SARDINELES ML 1,776.13 1,810.48
5,01,02 EXCAVACION DE ZANJA PARA SARDINELES M3 119.89 122.21
5,01,03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. D=10Km M3 143.87 146.65
5,01,04 SARDINEL PERALTADO DE CONC.DE FC=175KG/CM2 (Cemento tipo MS) M3 177.61 175.54
5,01,05 SARDINEL PERALTADO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 1,793.89 1,761.78
5,01,06 SARDINEL PERALTADO ACERO DE REFUERZO KG 3,767.53 3,841.54
5,01,07 JUNTA DE DILATACION CON TECKNOPOR 1" Y MASTIQUE ASFALTICO M2 45.50 46.06
5,01,08 PINTADO DE SARDINEL Y BORDES H=VARIABLE M2 1,776.63 1,795.52
SARDINELES PERALT ADO-AV HUANUCO
SARDINEL PERALTADO DE CONC.DE FC=175KG/CM2 (Cemento tipo MS) M3 0.00 3.80
SARDINEL PERALTADO ENCOFRADO CARAVISTA Y DESENCOFRADO M2 0.00 46.11
SARDINELES SUMERGIDOS
TRAZO Y REPLANTEO PARA SARDINELES ML 0.00 208.90
EXCAVACION DE ZANJA PARA SARDINELES M3 0.00 9.40
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. D=10Km M3 0.00 11.28
SARDINEL PERALTADO DE CONC.DE FC=175KG/CM2 (Cemento tipo MS) M3 0.00 10.97
SARDINEL PERALTADO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 0.00 146.23
SARDINEL PERALTADO ACERO DE REFUERZO KG 0.00 329.23
JUNTA DE DILATACION CON TECKNOPOR 1" Y MASTIQUE ASFALTICO M2 0.00 3.13
ESCALINAT A 0.00 0.00
TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA M2 0.00 21.50
PREPARACION DE SUB-RASANTE PARA GRADERIAS M2 0.00 21.50
ESCALINATAS DE CONC.DE FC=175KG/CM2 (Cemento tipo MS) M3 0.00 5.65
ESCALINATAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 0.00 15.8
6.00 SEÑALI ZACI ON
6.01 PINTADO DE PAVIMENTOS ( LINEA CONTINUA) M 1929.27 1929.27
6.02 PINTADO DE PAVIMENTOS ( LINEA DISCONTINUA) M 378 378
6.03 PINTADO DE PAVIMENTOS ( SIMBOLOS Y LETRAS) M2 397.14 397.14
7.00 AREAS VERDES
7.01 CORTE SUPERFICIAL CONMAQ. H=0,20M M3 465.66 381.45
7.02 RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO M3 465.66 439.32
7.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. D=10Km M3 558.79 457.74
7.04 PREPARACION DE TERRENO PARA SEMBRADO M2 2328.29 2196.58
7.05 SEMBRADO DE GRAS EN CHAMPAS M2 2328.29 2196.58
7.06 SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES:FICUS BENJAMIN H=1,50M UND 135 135
7.07 CONSERVACION Y RIEGO DE JARDINES HASTA ENTREGA DE OBRA M2 2328.29 2196.58
8.00 ROT URA Y REPOSICION DE VEREDAS
8.01 NIVELACION DE TECHOS DE BUZONES,H= HASTA 1,00M UND 22.00 22.00
8.02 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA M2 9473.05 9473.05
"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO CIVICO COMERCIAL DEL DISTRITO DE CHIMBOTE ,PROVINCIAL DEL SANTA".
EJECUTOR : CONSORCIO CENTRO CIVICO I
ING.RESID. : Ing. Enrique E Miranda Caldas
ING. SUP. : Ing.Rosendo Riquelme Castañeda Gamboa
PERIODO : del 28/08/2015 al 26/10/2015
PRES. BASE DEL EXPEDIENTE TECNICO PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO DE OBRA INICIAL PRESUPUESTO ADICIONAL APROBADO PRESUPUESTO DEDUCTIVO APROBADO PRESUPUESTO DEFINITVO
ITEM. DESCRIPCION DE PARTIDA METRADOS
UNIDAD METRADO P.UNITARIO S/. 1,505,959.92 METRADO P.UNITARIO S/. 1,463,780.28 METRADO P.UNITARIO S/. - METRADO P.UNITARIO S/. 33,175.92 METRADO P.UNITARIO S/. 36,884.80 S/. - S/. - REALMENTE
METRADO P.UNITARIO METRADO P.UNITARIO PROYECTADOS
S/. 1,505,959.92 S/. 1,463,780.28 S/. 33,175.92 S/. 36,884.80
1.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO GLB 1.00 S/. 5,175.99 S/. 5,175.99 1.00 S/. 5,175.99 S/. 5,175.99 0.00 S/. 5,175.99 S/. - 0.00 S/. 5,175.99 S/. - 0.00 S/. 5,175.99 S/. - 0.00 0.00 0.00 1.00 S/. 5,175.99 S/. 5,175.99 1.00 1.00
1.02 OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA GLB 1.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 1.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 0.00 S/. 2,500.00 S/. - 0.00 S/. 2,500.00 S/. - 0.00 S/. 2,500.00 S/. - 0.00 0.00 0.00 1.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 1.00 1.00
1.03 CARTEL DE OBRA DE 3.60x7.20m - (Gigantografía) UND 1.00 S/. 1,645.47 S/. 1,645.47 1.00 S/. 1,645.47 S/. 1,645.47 0.00 S/. 1,645.47 S/. - 0.00 S/. 1,645.47 S/. - 0.00 S/. 1,645.47 S/. - 0.00 0.00 0.00 1.00 S/. 1,645.47 S/. 1,645.47 1.00 1.00
1.04 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA GLB 1.00 S/. 8,398.93 S/. 8,398.93 0.90 S/. 8,398.93 S/. 7,559.04 0.10 S/. 8,398.93 S/. 839.89 0.00 S/. 8,398.93 S/. - 0.10 S/. 8,398.93 S/. 839.89 0.00 0.00 0.00 0.90 S/. 8,398.93 S/. 7,559.04 0.90 1.00
2.00 OBRAS PRELIMINARES
1.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA M2 9,473.05 S/. 1.33 S/. 12,599.16 9,183.72 S/. 1.33 S/. 12,214.35 289.33 S/. 1.33 S/. 384.81 0.00 S/. 1.33 S/. - 289.33 S/. 1.33 S/. 384.81 0.00 0.00 0.00 9,183.72 S/. 1.33 S/. 12,214.35 9,183.72 9,473.05
1.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE LA OBRA M2 9,473.05 S/. 1.79 S/. 16,956.76 9,183.72 S/. 1.79 S/. 16,438.86 289.33 S/. 1.79 S/. 517.90 0.00 S/. 1.79 S/. - 289.33 S/. 1.79 S/. 517.90 0.00 0.00 0.00 9,183.72 S/. 1.79 S/. 16,438.86 9,183.72 9,473.05
3.01 CORTE HASTA NIVEL DE SUBRASANTE M3 8,223.19 S/. 6.05 S/. 49,750.30 8,223.19 S/. 6.05 S/. 49,750.30 0.00 S/. 6.05 S/. - 0.00 S/. 6.05 S/. - 0.00 S/. 6.05 S/. - 0.00 0.00 0.00 8,223.19 S/. 6.05 S/. 49,750.30 8,223.19 8,223.19
3.02 PREPARACION DE SUB-RASANTE C/MOTONIVELADORA M2 9,473.05 S/. 2.18 S/. 20,651.25 9,473.05 S/. 2.18 S/. 20,651.25 0.00 S/. 2.18 S/. - 0.00 S/. 2.18 S/. - 0.00 S/. 2.18 S/. - 0.00 0.00 0.00 9,473.05 S/. 2.18 S/. 20,651.25 9,473.05 9,473.05
3.03 MEJ. Y EST. DE SUELO PARA SUBR.OVER T.M.6" M2 1,289.49 S/. 50.11 S/. 64,616.34 1,289.49 S/. 50.11 S/. 64,616.34 0.00 S/. 50.11 S/. - 0.00 S/. 50.11 S/. - 0.00 S/. 50.11 S/. - 0.00 0.00 0.00 1,289.49 S/. 50.11 S/. 64,616.34 1,289.49 1,289.49
3.04 MEJ. DE SUBR.MATERIAL GRAN.A-1-b(0), IP=01,E=0,30M M2 1,289.49 S/. 15.94 S/. 20,554.47 1,289.49 S/. 15.94 S/. 20,554.47 0.00 S/. 15.94 S/. - 0.00 S/. 15.94 S/. - 0.00 S/. 15.94 S/. - 0.00 0.00 0.00 1,289.49 S/. 15.94 S/. 20,554.47 1,289.49 1,289.49
3.05 MEJ. DE SUBR.MATERIAL GRAN.A-1-b(0), IP=01,E=0,40M M2 8,183.56 S/. 20.05 S/. 164,080.38 8,183.56 S/. 20.05 S/. 164,080.38 0.00 S/. 20.05 S/. - 0.00 S/. 20.05 S/. - 0.00 S/. 20.05 S/. - 0.00 0.00 0.00 8,183.56 S/. 20.05 S/. 164,080.38 8,183.56 8,183.56
3.06 SUB - BASE DE AFIRMADO A-1-b(0), IP= O, E= 0.20m M2 9,473.05 S/. 11.28 S/. 106,856.00 9,473.05 S/. 11.28 S/. 106,856.00 0.00 S/. 11.28 S/. - 0.00 S/. 11.28 S/. - 0.00 S/. 11.28 S/. - 0.00 0.00 0.00 9,473.05 S/. 11.28 S/. 106,856.00 9,473.05 9,473.05
3.07 BASE DE AFIRMADO DE A-1-b(0), E= 0.15m M2 9,473.05 S/. 9.41 S/. 89,141.40 9,183.72 S/. 9.41 S/. 86,418.81 289.33 S/. 9.41 S/. 2,722.60 0.00 S/. 9.41 S/. - 289.33 S/. 9.41 S/. 2,722.60 0.00 0.00 0.00 9,183.72 S/. 9.41 S/. 86,418.81 9,183.72 9,473.05
3.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. D=10Km M3 9,867.82 S/. 14.80 S/. 146,043.74 9,867.82 S/. 14.80 S/. 146,043.74 0.00 S/. 14.80 S/. - 0.00 S/. 14.80 S/. - 0.00 S/. 14.80 S/. - 0.00 0.00 0.00 9,867.82 S/. 14.80 S/. 146,043.74 9,867.82 9,867.82
4.00 PAVIMENTACION
4.01 BARRIDO DE BASE PARA IMPRIMACION M2 9,473.05 S/. 0.62 S/. 5,873.29 9,183.72 S/. 0.62 S/. 5,693.91 289.33 S/. 0.62 S/. 179.38 0.00 S/. 0.62 S/. - 289.33 S/. 0.62 S/. 179.38 0.00 0.00 0.00 9,183.72 S/. 0.62 S/. 5,693.91 9,183.72 9,473.05
4.02 IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA M2 9,473.05 S/. 4.48 S/. 42,439.26 9,183.72 S/. 4.48 S/. 41,143.07 289.33 S/. 4.48 S/. 1,296.20 0.00 S/. 4.48 S/. - 289.33 S/. 4.48 S/. 1,296.20 0.00 0.00 0.00 9,183.72 S/. 4.48 S/. 41,143.07 9,183.72 9,473.05
4.03 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2 " M2 9,473.05 S/. 40.17 S/. 380,532.42 9,183.72 S/. 40.17 S/. 368,910.03 289.33 S/. 40.17 S/. 11,622.39 0.00 S/. 40.17 S/. - 289.33 S/. 40.17 S/. 11,622.39 0.00 0.00 0.00 9,183.72 S/. 40.17 S/. 368,910.03 9,183.72 9,473.05
5.01 SARDINELES PERALTADO
5,01,01 TRAZO Y REPLANTEO PARA SARDINELES ML 1,776.13 S/. 1.55 S/. 2,753.00 1,776.13 S/. 1.55 S/. 2,753.00 0.00 S/. 1.55 S/. - 34.35 S/. 1.55 S/. 53.24 0.00 S/. 1.55 S/. - 34.35 1.55 53.2425 1,776.13 S/. 1.55 S/. 2,753.00 1,810.48 1,776.13
5,01,02 EXCAVACION DE ZANJA PARA SARDINELES M3 119.89 S/. 32.42 S/. 3,886.83 119.89 S/. 32.42 S/. 3,886.83 0.00 S/. 32.42 S/. - 2.32 S/. 32.42 S/. 75.21 0.00 S/. 32.42 S/. - 2.32 32.42 75.2144 119.89 S/. 32.42 S/. 3,886.83 122.21 119.89
5,01,03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. D=10Km M3 143.87 S/. 14.80 S/. 2,129.28 143.87 S/. 14.80 S/. 2,129.28 0.00 S/. 14.80 S/. - 2.78 S/. 14.80 S/. 41.14 0.00 S/. 14.80 S/. - 2.78 14.8 41.144 143.87 S/. 14.80 S/. 2,129.28 146.65 143.87
5,01,04 SARDINEL PERALTADO DE CONC.DE FC=175KG/CM2 (Cemento tipo MS) M3 177.61 S/. 371.34 S/. 65,953.70 172.10 S/. 371.34 S/. 63,907.61 5.51 S/. 371.34 S/. 2,046.08 3.44 S/. 371.34 S/. 1,277.41 5.51 S/. 371.34 S/. 2,046.08 3.44 371.34 1277.4096 172.10 S/. 371.34 S/. 63,907.61 175.54 177.61
5,01,05 SARDINEL PERALTADO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 1,793.89 S/. 63.60 S/. 114,091.40 1,727.09 S/. 63.60 S/. 109,842.92 66.80 S/. 63.60 S/. 4,248.48 34.69 S/. 63.60 S/. 2,206.28 66.80 S/. 63.60 S/. 4,248.48 34.69 63.6 2206.284 1,727.09 S/. 63.60 S/. 109,842.92 1,761.78 1,793.89
5,01,06 SARDINEL PERALTADO ACERO DE REFUERZO KG 3,767.53 S/. 4.67 S/. 17,594.37 3,767.53 S/. 4.67 S/. 17,594.37 0.00 S/. 4.67 S/. - 74.01 S/. 4.67 S/. 345.63 0.00 S/. 4.67 S/. - 74.01 4.67 345.6267 3,767.53 S/. 4.67 S/. 17,594.37 3,841.54 3,767.53
5,01,07 JUNTA DE DILATACION CON TECKNOPOR 1" Y MASTIQUE ASFALTICO M2 45.50 S/. 26.81 S/. 1,219.86 45.50 S/. 26.81 S/. 1,219.86 0.00 S/. 26.81 S/. - 0.56 S/. 26.81 S/. 15.01 0.00 S/. 26.81 S/. - 0.56 26.81 15.0136 45.50 S/. 26.81 S/. 1,219.86 46.06 45.50
5,01,08 PINTADO DE SARDINEL Y BORDES H=VARIABLE M2 1,776.63 S/. 23.78 S/. 42,248.26 1,553.97 S/. 23.78 S/. 36,953.41 222.66 S/. 23.78 S/. 5,294.85 18.89 S/. 23.78 S/. 449.20 0.00 S/. 23.78 S/. - 18.89 23.78 449.2042 1,776.63 S/. 23.78 S/. 42,248.26 1,795.52 1,776.63
SARDINELES PERALTADO-AV HUANUCO
SARDINEL PERALTADO DE CONC.DE FC=175KG/CM2 (Cemento tipo MS) M3 0.00 S/. - S/. - 0.00 S/. - S/. - 0.00 S/. - S/. - 3.80 S/. 371.34 S/. 1,411.09 0.00 S/. - S/. - 3.80 371.34 1411.092 0.00 S/. - S/. - 3.80 0.00
SARDINEL PERALTADO ENCOFRADO CARAVISTA Y DESENCOFRADO M2 0.00 S/. - S/. - 0.00 S/. - S/. - 0.00 S/. - S/. - 46.11 S/. 63.60 S/. 2,932.60 0.00 S/. - S/. - 46.11 63.6 2932.596 0.00 S/. - S/. - 46.11 0.00
TRAZO Y REPLANTEO PARA SARDINELES ML 0.00 S/. - S/. - 0.00 S/. - S/. - 0.00 S/. - S/. - 208.90 S/. 1.55 S/. 323.80 0.00 S/. - S/. - 208.90 1.55 323.795 0.00 S/. - 0.00 208.90 0.00
EXCAVACION DE ZANJA PARA SARDINELES M3 0.00 S/. - S/. - 0.00 S/. - S/. - 0.00 S/. - S/. - 9.40 S/. 32.42 S/. 304.75 0.00 S/. - S/. - 9.40 32.42 304.748 0.00 S/. - 0.00 9.40 0.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. D=10Km M3 0.00 S/. - S/. - 0.00 S/. - S/. - 0.00 S/. - S/. - 11.28 S/. 14.80 S/. 166.94 0.00 S/. - S/. - 11.28 14.8 166.944 0.00 S/. - 0.00 11.28 0.00
SARDINEL PERALTADO DE CONC.DE FC=175KG/CM2 (Cemento tipo MS) M3 0.00 S/. - S/. - 0.00 S/. - S/. - 10.97 S/. 371.34 S/. 4,073.60 0.00 S/. - S/. - 10.97 371.34 4073.5998 0.00 S/. - 0.00 10.97 0.00
SARDINEL PERALTADO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 0.00 S/. - S/. - 0.00 S/. - S/. - 0.00 S/. - S/. - 146.23 S/. 50.14 S/. 7,331.97 0.00 S/. - S/. - 146.23 50.14 7331.9722 0.00 S/. - 0.00 146.23 0.00
SARDINEL PERALTADO ACERO DE REFUERZO KG 0.00 S/. - S/. - 0.00 S/. - S/. - 0.00 S/. - S/. - 329.23 S/. 4.67 S/. 1,537.50 0.00 S/. - S/. - 329.23 4.67 1537.5041 0.00 S/. - 0.00 329.23 0.00
JUNTA DE DILATACION CON TECKNOPOR 1" Y MASTIQUE ASFALTICO M2 0.00 S/. - S/. - 0.00 S/. - S/. - 0.00 S/. - S/. - 3.13 S/. 26.81 S/. 83.92 0.00 S/. - S/. - 3.13 26.81 83.9153 0.00 S/. - 0.00 3.13 0.00
ESCALINATA 0.00 0.00 0.00
TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA M2 0.00 S/. - S/. - 0.00 S/. - S/. - 0.00 S/. - S/. - 21.50 S/. 1.79 S/. 38.49 0.00 S/. - S/. - 21.50 1.79 38.485 0.00 S/. - 0.00 21.50 0.00
PREPARACION DE SUB-RASANTE PARA GRADERIAS M2 0.00 S/. - S/. - 0.00 S/. - S/. - 0.00 S/. - S/. - 21.50 S/. 6.12 S/. 131.58 0.00 S/. - S/. - 21.50 6.12 131.58 0.00 S/. - 0.00 21.50 0.00
ESCALINATAS DE CONC.DE FC=175KG/CM2 (Cemento tipo MS) M3 0.00 S/. - S/. - 0.00 S/. - S/. - 0.00 S/. - S/. - 5.65 S/. 371.34 S/. 2,098.07 0.00 S/. - S/. - 5.65 371.34 2098.071 0.00 S/. - 0.00 5.65 0.00
ESCALINATAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 15.80 S/. 50.14 S/. 792.21 0.00 S/. - S/. - 15.80 50.14 792.212 0.00 S/. - 0.00 15.80 0.00
6.00 SEÑALIZACION
6.01 PINTADO DE PAVIMENTOS ( LINEA CONTINUA) M 1,929.27 S/. 6.01 S/. 11,594.91 1,929.27 S/. 6.01 S/. 11,594.91 0.00 S/. 6.01 S/. - 0.00 S/. 6.01 S/. - 0.00 S/. 6.01 S/. - 0.00 6.01 0.00 1,929.27 S/. 6.01 S/. 11,594.91 1,929.27 1,929.27
6.02 PINTADO DE PAVIMENTOS ( LINEA DISCONTINUA) M 378.00 S/. 6.10 S/. 2,305.80 378.00 S/. 6.10 S/. 2,305.80 0.00 S/. 6.10 S/. - 0.00 S/. 6.10 S/. - 0.00 S/. 6.10 S/. - 0.00 6.1 0.00 378.00 S/. 6.10 S/. 2,305.80 378.00 378.00
6.03 PINTADO DE PAVIMENTOS ( SIMBOLOS Y LETRAS) M2 397.14 S/. 25.34 S/. 10,063.53 397.14 S/. 25.34 S/. 10,063.53 0.00 S/. 25.34 S/. - 0.00 S/. 25.34 S/. - 0.00 S/. 25.34 S/. - 0.00 25.34 0.00 397.14 S/. 25.34 S/. 10,063.53 397.14 397.14
7.01 CORTE SUPERFICIAL CONMAQ. H=0,20M M3 465.66 S/. 7.57 S/. 3,525.05 381.45 S/. 7.57 S/. 2,887.58 84.21 S/. 7.57 S/. 637.47 0.00 S/. 7.57 S/. - 84.21 S/. 7.57 S/. 637.47 0.00 7.57 0.00 381.45 S/. 7.57 S/. 2,887.58 381.45 465.66
7.02 RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO M3 465.66 S/. 35.97 S/. 16,749.79 381.45 S/. 35.97 S/. 13,720.76 84.21 S/. 35.97 S/. 3,029.03 57.87 S/. 35.97 S/. 2,081.58 84.21 S/. 35.97 S/. 3,029.03 57.87 35.97 2081.5839 381.45 S/. 35.97 S/. 13,720.76 439.32 465.66
7.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. D=10Km M3 558.79 S/. 14.80 S/. 8,270.09 457.74 S/. 14.80 S/. 6,774.55 101.05 S/. 14.80 S/. 1,495.54 0.00 S/. 14.80 S/. - 101.05 S/. 14.80 S/. 1,495.54 0.00 14.8 0.00 457.74 S/. 14.80 S/. 6,774.55 457.74 558.79
7.04 PREPARACION DE TERRENO PARA SEMBRADO M2 2,328.29 S/. 5.03 S/. 11,711.30 1,907.25 S/. 5.03 S/. 9,593.47 421.04 S/. 5.03 S/. 2,117.83 289.33 S/. 5.03 S/. 1,455.33 421.04 S/. 5.03 S/. 2,117.83 289.33 5.03 1455.3299 1,907.25 S/. 5.03 S/. 9,593.47 2,196.58 2,328.29
7.05 SEMBRADO DE GRAS EN CHAMPAS M2 2,328.29 S/. 12.42 S/. 28,917.36 1,907.25 S/. 12.42 S/. 23,688.05 421.04 S/. 12.42 S/. 5,229.32 289.33 S/. 12.42 S/. 3,593.48 421.04 S/. 12.42 S/. 5,229.32 289.33 12.42 3593.4786 1,907.25 S/. 12.42 S/. 23,688.05 2,196.58 2,328.29
7.06 SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES:FICUS BENJAMIN H=1,50M UND 135.00 S/. 36.86 S/. 4,976.10 135.00 S/. 36.86 S/. 4,976.10 0.00 S/. 36.86 S/. - 0.00 S/. 36.86 S/. - 0.00 S/. 36.86 S/. - 0.00 36.86 0.00 135.00 S/. 36.86 S/. 4,976.10 135.00 135.00
7.07 CONSERVACION Y RIEGO DE JARDINES HASTA ENTREGA DE OBRA M2 2,328.29 S/. 1.23 S/. 2,863.80 1,907.25 S/. 1.23 S/. 2,345.92 421.04 S/. 1.23 S/. 517.88 289.33 S/. 1.23 S/. 355.88 421.04 S/. 1.23 S/. 517.88 289.33 1.23 355.8759 1,907.25 S/. 1.23 S/. 2,345.92 2,196.58 2,328.29
8.00 ROTURA Y REPOSICION DE VEREDAS
8.01 NIVELACION DE TECHOS DE BUZONES,H= HASTA 1,00M UND 22.00 S/. 419.92 S/. 9,238.24 22.00 S/. 419.92 S/. 9,238.24 0.00 S/. 419.92 S/. - 0.00 S/. 419.92 S/. - 0.00 S/. 419.92 S/. - 0.00 419.92 0.00 22.00 S/. 419.92 S/. 9,238.24 22.00 22.00
8.02 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA M2 9,473.05 S/. 0.85 S/. 8,052.09 9,473.05 S/. 0.85 S/. 8,052.09 0.00 S/. 0.85 S/. - 0.00 S/. 0.85 S/. - 0.00 S/. 0.85 S/. - 0.00 0.85 0.00 9,473.05 S/. 0.85 S/. 8,052.09 9,473.05 9,473.05
(A) COSTO DIRECTO : S/. 1,505,959.92 S/. 1,463,780.28 S/. 42,179.65 S/. 33,175.92 S/. 36,884.80 S/. 33,175.92 S/. 1,469,075.11 S/. 1,502,251.03 S/. 1,505,959.92
(B) GASTOS GENERALES( 7%) : DE ( A ) 7% S/. 105,417.19 S/. 102,464.62 S/. 2,952.58 S/. 1,376.80 S/. 2,581.94 S/. 1,376.80 S/. 102,835.26 S/. 104,212.06 S/. 105,417.19
( C) UTILIDAD( 8%) : DE ( A ) 8% S/. 120,476.79 S/. 117,102.42 S/. 3,374.37 S/. 2,654.07 S/. 2,950.78 S/. 2,654.07 S/. 117,526.01 S/. 120,180.08 S/. 120,476.79
SUB TOTAL ( A + B + C ) : S/. 1,731,853.90 S/. 1,683,347.33 S/. 48,506.59 S/. 37,206.79 S/. 42,417.52 S/. 37,206.80 S/. 1,689,436.38 S/. 1,726,643.18 S/. 1,731,853.90
F.RELACION(1.00000) : S/. 1,731,853.90 S/. 1,683,347.33 S/. 48,506.59 S/. 37,206.79 S/. 42,417.52 S/. 37,206.80 S/. 1,689,436.38 S/. 1,726,643.18 S/. 1,731,853.90
( D) IGV(18%) : S/. 311,733.70 S/. 303,002.52 S/. 8,731.19 S/. 6,697.22 S/. 7,635.15 S/. 6,697.22 S/. 304,098.55 S/. 310,795.77 S/. 311,733.70
( E) TOTAL : S/. 2,043,587.60 S/. 1,986,349.85 S/. 57,237.78 S/. 43,904.00 S/. 50,052.67 S/. 43,904.01 S/. 1,993,534.93 S/. 2,037,438.95 S/. 2,043,587.60
PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO 100% 97.20% 2.80% 2.15% 2.45% 2.15% 97.55% 99.70% 100.00%
PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO 100% 97.20% 100% 2.15% 2.45% 2.15% 97.55% 0.30% 100.00%
CALCULO DE K DE REAJUSTE
OB R A : "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO CIVICO COMERCIAL DEL DISTRITO DE CHIMBOTE ,PROVINCIAL DEL SANTA".
E N T ID A D : Municipalidad Provincial del Santa
UB IC A C IÓ N : Chimbote
C O N T R A T IS T A : CONSORCIO CENTRO CIVICO I
FORMULA POLINOMICA: PAVIMENTACION
K = 0 . 0 7 9 * ( Mr / Mo ) + 0 . 3 0 2 * ( A r / A o ) + 0 . 1 1 4 * ( A r / A o ) + 0 . 0 8 7 * ( Fr / Fo ) + 0 . 1 1 1 * ( Mr / Mo ) + 0 , 3 0 7 ( Ir / Io )
S IM B O LO IN D IC E D E S C R IP C IO N FACT. % IN D . B A S E / E N E R O - 2 0 15 A go - 15 Se t-15 O c t - 15
IU K IU K IU K IU K
M 47 M A NO DE OB RA INC. LEYES SOCIA LES 0.079 100.00% 523.15 0.079 544.59 0.082 544.59 0.082 544.59 0.082
AS 13 A SFA LTO 0.302 100.00% 1,704.06 0.302 1,396.39 0.247 1,396.39 0.247 1,396.39 0.247
AG 5 A GREGA DO GRUESO 0.114 100.00% 216.68 0.114 219.12 0.115 219.77 0.116 220.39 0.116
F 32 FLETE TERRESTRE 0.087 100.00% 468.56 0.087 466.15 0.087 467.08 0.087 467.08 0.087
MQ 49 M A QUINA RIA Y EQUIP O IM P ORTA DO 0.111 100.00% 268.53 0.111 290.40 0.120 288.48 0.119 291.08 0.120
I 39 INDICE GENERA L DE P RECIOS A L CONSUM IDOR 0.307 100.00% 405.56 0.307 418.64 0.317 418.76 0.317 419.35 0.317
A REA GEOGRA FICA : 2 K = 1.0 0 0 K = 0 .9 6 8 K = 0 .9 6 8 K = 0 .9 7
FORMULA POLINOMICA: VEREDAS,PISOS Y AREAS VERDES
K = 0 . 2 3 9 * ( Mr / Mo ) + 0 . 1 1 4 * ( C A r / C A o ) + 0 . 2 0 9 * ( B r / B o ) + 0 . 0 5 4 * ( PMr / PMo ) + 0 . 0 7 7 * ( Mr / Mo ) + 0 , 3 0 7 * ( Ir / Io )
M 47 M A NO DE OB RA INC. LEYES SOCIA LES 0.239 100.000% 523.15 0.239 544.59 0.249 544.49 0.249 544.59 0.249
5 A GREGA DO GRUESO 50.000% 216.68 0.057 219.12 0.058 219.77 0.058 220.39 0.058
CA 0.114
21 CEM ENTO P ORTLA ND TIP O I 50.000% 367.31 0.057 367.31 0.057 367.31 0.057 367.31 0.057
B 17 B LOQUE Y LA DRILLO 0.209 100.000% 668.89 0.209 666.35 0.208 665.69 0.208 665.42 0.208
43 M A DERA NA CIONA L P A RA ENCOF. Y CA RP INT 38.889% 591.70 0.021 608.82 0.022 612.75 0.022 614.82 0.022
PM 0.054
51 P ERFIL DE A CERO LIVIA NO 61.111% 323.65 0.033 288.45 0.029 284.31 0.029 287.14 0.029
M 49 M A QUINA RIA Y EQUIP O IM P ORTA DO 0.077 100.000% 268.53 0.077 290.40 0.083 288.48 0.083 291.08 0.083
I 39 INDICE GENERA L DE P RECIOS A L CONSUM IDOR 0.307 100.000% 405.56 0.307 418.64 0.317 418.76 0.317 419.35 0.317
A REA GEOGRA FICA : 2 K = 1.0 0 0 K = 1.0 2 3 K = 1.0 2 2 K = 1.0 2 4
FORMULA POLINOMICA: ALUMBRADO ORNAMENTAL
K = 0 . 0 9 4 * ( Mr / Mo ) + 0 . 1 5 0 * ( DC r / DC o ) + 0 . 1 2 9 * ( Pr / Po ) + 0 . 3 2 2 * ( A r / A o ) + 0 . 3 0 5 * ( Ir / Io )
M 47 M A NO DE OB RA INC. LEYES SOCIA LES 0.094 100.000% 523.15 0.094 544.59 0.098 544.59 0.098 544.59 0.098
19 CA B LE NYY Y NKY 34.667% 712.48 0.052 672.44 0.049 667.25 0.049 673.94 0.049
DC 0.150
31 DÓLA R M A S INFLA CION USA Y DUCTO DE CONCR 65.333% 392.80 0.098 400.36 0.100 398.29 0.099 399.90 0.100
P 63 P OSTE DE FIERRO (Reagrupado en el 65) 0.129 100.000% 252.66 0.129 235.29 0.120 235.60 0.120 234.54 0.120
A 11 A RTEFA CTO DE A LUM B RA DO EXTERIOR 0.322 100.000% 220.85 0.322 235.99 0.344 234.76 0.342 236.64 0.345
I 39 INDICE GENERA L DE P RECIOS A L CONSUM IDOR 0.305 100.000% 405.56 0.305 418.64 0.315 418.76 0.315 419.35 0.315
A REA GEOGRA FICA : 2 K = 1.0 0 0 K = 1.0 2 6 K = 1.0 2 3 K = 1.0 2 7
CALCULO DEL REAJUSTE: PAVIMENTACION
Valorización Nº 01 02 03
Mes Ago-15 Set-15 Oct-15
Avance Parcial S/. 655,707.74 S/. 1,128,644.70 S/. 59,772.26
Real Acum. (ARA) S/. 655,707.74 S/. 1,784,352.44 S/. 1,844,124.70
Avance Parcial S/. 421,121.07 S/. 405,593.40 S/. 1,007,410.31
Programado Acum. (APA) S/. 421,121.07 S/. 826,714.47 S/. 1,834,124.78
Coeficiente de Reajuste (Kr-1) -0.032 -0.032 -0.030
Reajuste Parcial S/. -20,982.65 S/. -36,116.63 S/. -1,793.17
Real Acumulado (S RR) S/. -58,892.45
Programado S/. -13,475.87 S/. -12,978.99 S/. -30,222.31
Acumulado (S RP) S/. -13,475.87 S/. -26,454.86 S/. -56,677.17
Reconocido Parcial S/. -20,982.65 S/. -36,116.63 S/. -1,793.17
Acumulado S/. -58,892.45
A Pagar -58,892.45
A cuenta S/. -
Reintegro 0.00 0.00 0.00
Caso de obra PERMANENTEMENTE ADELANTADA
Condición de Avance de Obra Adelantada Adelantada
% Adelanto 115.84% 0.55%
% Atraso
CALCULO DEL REAJUSTE: VEREDAS, PISOS Y AREAS VERDES
Avance Parcial S/. 203,800.76 S/. 418,428.90 S/. 137,385.22
Real Acum. (ARA) S/. 203,800.76 S/. 622,229.66 S/. 759,614.88
Avance Parcial S/. 152,886.08 S/. 409,021.87 S/. 197,706.93
Programado Acum. (APA) S/. 152,886.08 S/. 561,907.95 S/. 759,614.88
Coeficiente de Reajuste (Kr-1) 0.023 0.022 0.024
Reajuste Parcial S/. 4,687.42 S/. 9,205.44 S/. 3,297.25
Real Acumulado (S RR) S/. 17,190.10
Programado S/. 3,516.38 S/. 8,998.48 S/. 4,744.97
Acumulado (S RP) S/. 3,516.38 S/. 12,514.86 S/. 17,259.83
Reconocido Parcial S/. 4,687.42 S/. 9,205.44 S/. 3,297.25
Acumulado S/. 17,190.10
A Pagar 17,190.10
% Adelanto 10.74%
CALCULO DEL REAJUSTE: ALUMBRADO ORNAMENTAL
Avance Parcial S/. 9,736.85 S/. 21,012.12 S/. 25,506.16
Real Acum. (ARA) S/. 9,736.85 S/. 30,748.97 S/. 56,255.13
Avance Parcial S/. - S/. 24,280.68 S/. 31,974.48
Programado Acum. (APA) S/. - S/. 24,280.68 S/. 56,255.16
Coeficiente de Reajuste (Kr-1) 0.026 0.023 0.027
Reajuste Parcial S/. 253.16 S/. 483.28 S/. 688.67
Real Acumulado (S RR) S/. 1,425.10
Programado S/. - S/. 558.46 S/. 863.31
Acumulado (S RP) S/. - S/. 558.46 S/. 1,421.77
Reconocido Parcial S/. 253.16 S/. 483.28 S/. 688.67
Acumulado S/. 1,425.10
A Pagar 1,425.10
% Adelanto 26.64%
"MEJORAMIENT O DE PIST AS Y VEREDAS EN EL CENT RO CIVICO COMERCIAL DEL DIST RIT O DE CHIMBOT E
,PROVINCIAL DEL SANT A"
ENTI DAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
FI NANCI AMI ENTO : CANON Y SOBRECANON
CONTRATI S TA CONSORCIO CENTRO CIVICO I
PRES UPUES TO BAS E S/. 3,126,993.80
PRES UPÙES TO OFERTADO S/. 3,126,993.80
FACTOR DE RELACI ÓN 0.99000
PLAZO DE EJECUCI ÓN CONTRACTUAL : 90 días calendarios
PRES UPUES TO BAS E (S /I GV) S/. 2,649,994.74
PRES UPUES TO CONTRACTUAL (S /I GV) S/. 2,649,994.74
PRES UPUES TO DEDUCTI VO S/. -
PRES UPUES TO DEDUCTI VO (S /I GV) S/. -
PRES UPUES TO CONTR - DEDUCTI VO S/. -
PRES UP CONTR - DECUTI VO (S /I GV) S/. -
PRES UPUES TO ADI CI ONAL S/. -
PRES UPUES TO ADI CI ONAL (S /I GV) S/. -
AMPLI ACI ÓN DE PLAZO : 0 días calendarios adicionales
FÓRMULA POLI NÓMI CA PAVI MENTACI ON.
K = 0.079*(Mr / Mo) + 0.302*(Ar / Ao) + 0.114*(Ar /Ao) + 0.087*(Fr /Fo) + 0.111*(Mr /Mo)+0,307(Ir/Io)
FÓRMULA POLI NÓMI CA: VEREDAS ,PI S OS Y AREAS VERDES
K = 0.239*(Mr / Mo) + 0.114*(CAr / CAo) + 0.209*(Br /Bo) + 0.054*(PMr /PMo) + 0.077*(Mr /Mo)+0,307*(Ir/Io)
FÓRMULA POLI NÓMI CA : ALUMBRADO ORNAMENTAL
K = 0.094*(Mr / Mo) + 0.150*(DCr /DCo) + 0.129*(Pr /Po) + 0.322*(Ar /Ao)+ 0.305*(Ir/Io)
I.- AUTORIZADO Y CANCELADO
1.- AUTORIZADO
a) Valorizaciones correspondientes a: S/. 2,649,994.74 S/. 2,649,994.74
b) Adicional de Obra S/. - S/. -
c) Reintegros, reajustes S/. -
Adicional de Obra S/. - S/. -
Contrato Principal S/. 476,999.06 S/. 476,999.06
Reintegros, Contrato Principal
Adicional de Obra Nº 01 S/. -
TOTAL S/. 3,126,993.80
2.- CANCELADO
c) Reintegros, reajustes S/. - S/. -
Contrato Principal + Adicional
d) Retenido (10%) S/. - S/. -
e) IGV
Adiicional de Obra S/. - S/. -
Reintegros, reajustes S/. -
Retenido (10%) S/. - S/. -
3.- SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
a) Neto S/. -
b) Adicional de Obra S/. -
c) Reajustes
Contrato Principal S/. -40,277.24
d) Retenido (10%) S/. - S/. -40,277.24
e) IGV S/. -7,249.90
TOTAL S/. -47,527.14
RESUMEN FINAL DE SALDOS
1.- Por Reajuste de Precios por Fórmula Polinómica:
CONCEPTO CARGO FAVOR
1.- Autorizado y Cancelado
a) Neto S/. - S/. -
b) IGV S/. - S/. -
2.- Adicional de Obra
3.- Reajustes y Reintegro
a) Neto S/. - S/. -40,277.24
b) IGV S/. - S/. -7,249.90 -47,527.14
3.- Retenciones (10%)
(Según TUPA MPS)
a) Neto S/. - S/. -19,874.96
b) IGV S/. - S/. -3,577.49 -23,452.45
SALDO TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA
Neto S/. -60,152.20
IGV S/. -10,827.39
TOTAL S/. -70,979.59
SALDO TOTAL A FAVOR DE LA ENTIDAD
Neto S/. -
IGV S/. -
TOTAL S/. -
SALDO FINAL CON CARGO AL CONTRATISTA
I.- COSTO DIRECTO
- VALORIZACIÓN MENSUAL CONTRACTUAL S/. 2,649,994.74
- ADICIONAL DE OBRA S/. 0.00
- REAJUSTES(Contrato Principal+Adicionales ) S/. -40,277.24
- TOTAL COSTO DIRECTO S/. 2,609,717.50
II.- IGV
- VALORIZACIÓN CONTRATO PRINCIPAL S/. 476,999.05
- REAJUSTE VALORIZACIÓN CONTRACTUAL + ADICIONAL S/. S/. -7,249.90
- TOTAL IGV S/. 469,749.15
COSTO TOTAL DE LA INVERSION EN LA EJECUCION DE LA OBRA S/. 3,079,466.66
RESUMEN DE TOTAL DE GASTOS POR LA ENTIDAD
DESCRIPCION - VALOR. OBRA SIN IGV MONTOS S/.
CONTRATO PRINCIPAL S/. 2,649,994.74
ADICIONALES S/. -
REAJUSTES S/. -40,277.24
MONTO NETO S/. 2,609,717.50 (1)
DESCRIPCION - VALOR. Solo IGV MONTOS S/.
CONTRATO PRINCIPAL S/. 476,999.05
PRESUPUESTOS ADICIONALES S/. -
REAJUSTES S/. -7,249.90
MONTO NETO S/. 469,749.15 (2)
DESCRIPCION - VALOR SUPERVISION SIN IGV MONTOS S/.
CONTRATO PRINCIPAL 42,372.88
MONTO NETO 42,372.88 (3)
DESCRIPCION - VALOR SUPERVISION (solo I.G.V.) MONTOS S/.
CONTRATO PRINCIPAL 7,627.12
MONTO NETO 7,627.12 (4)
MONTO NETO = S/. 2,652,090.38
I.G.V = S/. 477,376.27
MONTO TOTAL = S/. 3,129,466.65
Liquidación final de la obra.
LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO CIVICO COMERCIAL DEL DISTRITO DE
CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH"
ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
CONTRATISTA : CONSORCIO CENTRO CIVICO I
MODALIDAD : L.P. N° 004 - 2015 - MPS - CE
A.- LI QUI DACI ON FI NAL DE CUENTAS ( Expresado en Nuevos soles)
I. 1.1.0 AUTORI ZADO M o nt o s in IG V
1.1.1 Contrato Principal S/. 2,649,994.74
1.1.2 Adicional N°01 S/. 0.00
1.1.3 Reajustes S/. -40,277.24
1.1.4 Deductivo N°01 S/. 0.00
1.1.5 Partida no ejecutada según Supervisión S/. 0.00
1.1.6 Reajuste del Adicional S/. 0.00
1.1.7 Mayores Gastos Generales S/. 0.00 S/. 2,609,717.50
1.1.8 Impuesto General a las Ventas 18% S/. 469,749.15
S/. 3,079,466.65
1.2.0 PAGADO
1.2.1 Contrato Principal S/. 2,649,994.74
1.2.2 Adicional S/. 0.00
1.2.3 Adelantos S/. 0.00
1.2.4 Reajustes S/. 0.00
1.2.5 Intereses S/. 0.00
1.2.6 Mayores Gastos Generales S/. 0.00 S/. 2,649,994.74
1.2.7 Impuesto General a las Ventas 18% S/. 476,999.05
S/. 3,126,993.79
S ALDO A FAVOR DEL CONTRATI S TA
- En Efectivo S/. -40,277.24
- En IGV (18% ) S/. -7,249.90
- Monto incluido IGV S/. -47,527.14
I I . ADELANTOS (sin I GV)
2.1.0 CONCEDI DOS
2.1.1 Efectivo S/. 0.00
2.2.0 AMORTI ZADOS
2.2.1 Efectivo S/. 0.00
S ALDO A FAVOR DEL CONTRATI S TA S /. 0.00
I I I . FONDO DE GARANTI A ( con I GV)
3.1.0 RETENI DOS S/. 0.00
3.2.0 DEVUELTOS S/. 0.00
I V. GAS TOS NOTARI ALES Y PUBLI CI DAD
4.1.0 EFECTUADOS S/. 0.00
4.2.0 DESCONTADOS S/. 0.00
S ALDO A CARGO DEL CONTRATI S TA S /. 0.00
V. MULTA POR ATRAS O DE LEVANTAMI ENTO DE OBS ERVACI ONES PARA ENTREGA DE OBRA
5.1.0 AUTORIZADA S/. 0.00
5.2.0 DESCONTADA S/. 0.00
B.- RES UMEN DE S ALDOS ( Expresado en Nuevos soles)
I tem Concepto
Efectivo I GV Total
I. AUTORIZADO Y PAGADO, en efectivo S/. -40,277.24 S/. -7,249.90 S/. -47,527.14
II. ADELANTOS S/. - S/. - S/. -
III. FONDO DE GARANTIA S/. - S/. - S/. -
IV. GASTOS NOTARIALES Y DE PUBLICIDAD S/. - S/. - S/. -
V. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN S/. - S/. - S/. -
VI. PENALIDAD (*) S/. - S/. -
TOTAL Nuevos Soles S/. -40,277.24 S/. -7,249.90 S/. -47,527.14
TOTAL S /. -47,527.14
S ALDO DEL CONTRATI S TA (Monto en Nuevos soles)
SALDO A CARGO TOTAL S/. -47,527.14 Con I.G.V.
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA S/. -47,527.14 Con I.G.V.
(*) Según el TUPA de la MPS, que viene hacer (0.75% del valor de la obra por contrata) incluye IGV
Total a pagar, Son: S ETENTA MI L NOVECI ENTOS S ETENTA Y NUEVE Y 59/100 NUEVOS S OLES .
Документы, похожие на «Term.informe Final Liquidacion»
000022_MC-5-2006-AMC 005_2006_MDQ_CE-BASES
ACCION CONTRACTUAL.pptx
DianaTeheran
CONTRATOS ADMON
Normas Comunes de Los Procedimientos de Contratación y PACv4
_DA_PROCESO_16-11-5875973_115004002_23117631
Другое от пользователя: bryan Quispe
Final Patologia Flexible y Regido
Tesis frambuesas
SOLUCIÓN CP2 EMILÚ
Centurion Air Cargo Inc Sucursal Del PeruPARTIDAS de PRODUCTOS

References: Artículo 167
 Artículo 168
 Artículo 181

Artículo 14

Artículo 179
 artículo 213
 artículo 211
 artículo 211
 artículo 211
 artículo 211
 artículo 211

artículo 211
 artículo 211
 artículo 211

Artículo 166

Artículo 166
 Artículo 167
 Artículo 168
 Resolución 
 artículo 42

resolución 
 Artículo 181
 Resolución 
 Resolución