Source: http://espanito.com/a-suma-alzada.html
Timestamp: 2018-12-19 13:26:23+00:00

Document:
Descargar 100.74 Kb.
Tamaño 100.74 Kb.
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A SUMA ALZADA-PROCESO DE SELECCIÓN: ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 0049-2005-CEPAO/MPT
Conste por el presente documento, el Contrato de Ejecución de Obra A SUMA ALZADA que celebran de una parte la Municipalidad Provincial de Trujillo, con RUC N° 2017563939–1, a quien en adelante se le denominará LA MUNICIPALIDAD, con domicilio Legal en la Av. España 550 – 2do Piso – Trujillo, representado por el Señor Alcalde Ing. José Humberto Murgia Zannier, con domicilio legal en el Jr. Francisco Pizarro Nº 412 - Trujillo, identificado con DNI. Nº 17891986, quien actúa en uso de sus atribuciones, y de la otra parte la Empresa Contratista SERVICIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. inscrita en el Registro Nacional de Proveedores como ejecutor de Obras con el N° 011195, con RUC N° 20275598322, Teléfono N° 224098, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA, con domicilio legal para estos efectos en la calle Los Zafiros Nº 330-Urb. Santa Inés-Trujillo, debidamente representado por su Gerente General Sr. ESTUARDO EDWARD RODRIGUEZ OTINIANO, identificado con D.N.I.: 18160477, en los términos y condiciones siguientes:
El presente contrato tiene como objeto la ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LOS SECTORES SANTA LUCIA Y SANTA LUCILA DE MAMPUESTO-SECTOR SANTA LUCILA”.
La Municipalidad Provincial de Trujillo, aprobó el Expediente Técnico de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LOS SECTORES SANTA LUCIA Y SANTA LUCILA DE MAMPUESTO-SECTOR SANTA LUCILA” por un Valor Referencial de S/. 114,153.03 (CIENTO CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES y 03/100 Nuevos Soles), con precios vigentes al mes de Octubre del 2005. El Comité Especial Permanente de Adjudicación de obras de la Municipalidad Provincial de Trujillo, con fecha 30 de Diciembre del 2005, convocó a Concurso la ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 0049-2005-CEPAO/MPT, de la obra en mención, saliendo ganador de la Buena Pro la Empresa Contratista SERVICIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. con un monto de CIENTO DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE y 73/100 Nuevos Soles (S/. 102,737.73) y un plazo de ejecución de Ventiun (21) Dias Naturales.
B) Que, habiendo transcurrido el plazo que establece el Reglamento de Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, modificado mediante D.S. Nº 084-2004-PCM, con fecha 19 de Enero del 2005, el Comité Especial Permanente de Adjudicación de obras de la Municipalidad Provincial de Trujillo otorgó la Buena Pro definitiva a la Empresa Contratista SERVICIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., comunicándole mediante Carta Nº 008-2006-CEPAO/MPT. Después de presentar los documentos indicados en la Ley Nº 26850, modificada mediante D.S. Nº 083-2004-PCM y su Reglamento mencionado, LA MUNICIPALIDAD firma el presente contrato con dicho Contratista, para que ejecute la obra antes indicada, bajo el sistema A SUMA ALZADA.
CLAUSULA PRIMERA.- BASE LEGAL Y REFERENCIAS
-Ley N° 27209 – Ley de Gestión Presupuestaria del Estado.
-Ley Nº 28427-Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2005
-Ley Nº 27972-Ley Orgánica de Municipalidades.
-Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley
Nº 26850 – Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
-Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, que aprueba el Nuevo Reglamento de la Ley de
-Cuando en las presentes Bases se mencionan la palabra “LEY”, se entenderá que se está haciendo referencia al Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 083 – 2004 – PCM; la mención al “REGLAMENTO” se entenderá referida al Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 084 – 2004 – PCM.
-Los plazos de vigencia del presente contrato se computan por días naturales.
CLAUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO
2.01 Se deja expresa constancia que EL CONTRATISTA a la firma del presente Contrato entrega a LA MUNICIPALIDAD los siguientes documentos:
Carta Fianza de Fiel Cumplimiento N° 034-2006/CMAC-T, emitida por la CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A., por el monto de DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES y 77/100 Nuevos Soles (S/. 10,273.77), equivalente al diez por ciento (10%) del monto de contrato vigente con las características de solidaria, incondicional, irrevocable y de realización automática al solo requerimiento de LA MUNICIPALIDAD, con una vigencia hasta el 30 de Abril del 2006 y deberá ser ampliada por el Contratista obligatoriamente hasta la aprobación de la Liquidación de Obra, en concordancia con el Artículo Nº 215 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. De no darse ésta ampliación se detendrá el trámite de las Valorizaciones, Recepción y Liquidación de Obra correspondientes.
Constancia de disponer de la capacidad libre de contratación, expedida por el Concejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Calendario Valorizado de Avance de Obra de acuerdo al plazo de ejecución y en concordancia con el cronograma de Desembolsos establecido. Dicho Calendario y Cronograma se incorporan como anexo del presente contrato.
Calendario de Adquisición de Materiales e Insumos necesarios para la ejecución de la Obra, valorizados y armonizado con el Calendario de Avance de Obra. Este Calendario se incorpora como anexo del presente Contrato.
Programa PERT - CPM de ejecución de obra con asignación de recursos y Diagrama Gantt debidamente detallados, en concordancia con el Calendario Valorizado de Avance de Obra.
Certificado de habilidad del Residente para firma del contrato de Obras Públicas expedido por el Colegio Profesional correspondiente.
Carta de compromiso del Residente, adjuntando Curriculum Vitae acreditando experiencia no menor de Uno (1) Año, copia del Titulo profesional e incorporación al Colegio Profesional correspondiente.
Registro Único de Contribuyentes del Postor (RUC).
Escritura Pública de Constitución y de los poderes otorgados al representante legal que le autoriza representar y suscribir contratos en nombre del postor, para el caso de persona jurídicas.
Documento de identidad del Postor o de su Representante Legal.
2.02 LA MUNICIPALIDAD a la firma del presente Contrato entregará a EL CONTRATISTA un Expediente Técnico completo de obra, motivo del contrato.
CLAUSULA TERCERA .- OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del presente contrato es la ejecución, bajo el sistema A SUMA ALZADA de la obra Pública “MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LOS SECTORES SANTA LUCIA Y SANTA LUCILA DE MAMPUESTO-SECTOR SANTA LUCILA” de acuerdo con lo expresado en las Bases integradas del proceso de selección que incluye el Expediente Técnico de la Obra, Propuesta Técnica y Económica y demás documentos motivo del proceso de selección, que debidamente suscritos por EL CONTRATISTA forma parte integrante de este Contrato.
CLAUSULA CUARTA.- MONTO DEL CONTRATO
4.01 EL CONTRATISTA se obliga por el presente Contrato a ejecutar la referida obra
bajo el Sistema A SUMA ALZADA por el monto de CIENTO DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE y 73/100 Nuevos Soles (S/. 102,737.73) con precios vigentes al mes de Octubre del 2005 incluidos los impuestos de Ley, de acuerdo al siguiente detalle:
COSTO DIRECTO S/. 75,073.24
- Directo 7.8883 % 5,922.00
-Indirecto 2.1117 % 1,585.32
UTILIDAD 5.0000 % 3,753.67
SUB-TOTAL S/. 86,334.23
I.G.V. 19.00 % 16,403.50
TOTAL GENERAL S/. 102,737.73
SON: CIENTO DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE y 73/100 NUEVOS SOLES.
Se deja expresa constancia que dentro del monto antes indicado están incluidos todos los costos por concepto de materiales, mano de obra, herramientas, equipo de construcción, organización técnica y administrativa, obras provisionales, obligaciones laborales, leyes sociales, seguros, impuestos, Declaratoria de Fábrica de ser el caso y cualquier otro gasto necesario para la ejecución total de la obra y las pruebas que sean necesarias efectuar para verificar la correcta ejecución de los trabajos.
4.03 Asimismo, EL CONTRATISTA declara haber inspeccionado el lugar de la obra y revisado el proyecto, por lo que renuncia expresamente a cualquier reclamación posterior por diferencia en los metrados o cualquier omisión en su propuesta.
CLAUSULA QUINTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN
EL CONTRATISTA, se compromete a ejecutar la obra en un plazo de Ventiun (21) Dias Naturales, que se computará desde el día siguiente de la entrega terreno, según lo establecido en el Artículo N° 240 del REGLAMENTO.
Queda establecido que EL CONTRATISTA, debe adoptar todas las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento de la terminación de la obra en el plazo contratado.
5.03 EL CONTRATISTA declara conocer perfectamente la ubicación del terreno donde se ejecutará la obra, materia del presente Contrato.
5.04 El plazo no podrá ser prorrogado, sino en los casos contemplados en las Bases, la LEY y su REGLAMENTO. De ningún modo podrá acordarse prorroga si la petición de EL CONTRATISTA se formula después de vencido el plazo vigente.
CLAUSULA SEXTA.- DEL RESIDENTE DE OBRA
6.01 Para los efectos propios de la ejecución de la obra materia del presente Contrato, EL CONTRATISTA designa como Residente de la Obra, a la Ing. MARIA CECILIA VALLEJOS DIAZ, con Registro en el Colegio de Ingenieros del Perú N° 066298, el cual tendrá a su cargo la dirección técnica de la Obra, dejando expresa constancia que la remuneración de dicho profesional es de su exclusiva responsabilidad.
En consecuencia, tendrá validez las decisiones adoptadas por el referido profesional, las cuales no podrán ser enervadas por otra persona o autoridad de EL CONTRATISTA. El citado profesional no podrá ser sustituido por otro, salvo autorización previa y por escrito de LA MUNICIPALIDAD, en este caso, el reemplazado será materia del correspondiente aviso notarial que cursará EL CONTRATISTA a LA MUNICIPALIDAD, debiendo reunir el reemplazante las mismas condiciones de idoneidad, capacidad y experiencia, entre otras exigencias, que la del Ingeniero propuesto originalmente.
El Residente no está facultado a pactar modificaciones al contrato.
CLAUSULA SÉPTIMA.- DE LOS ADELANTOS
LA MUNICIPALIDAD no otorgará ninguna clase de Adelantos, es decir no se otorgará Adelanto Directo al Contratista, y de igual forma no se otorgará Adelanto para Materiales, insumos o servicios.
CLAUSULA OCTAVA.- INICIO DE LAS OBRAS.
8.01 LA MUNICIPALIDAD, mediante Acta, hará entrega del terreno a EL CONTRATISTA o su representante Legal dentro de los Quince (15) días naturales siguientes de firmado el contrato, definiendo los hitos que lo delimitan y los puntos geométricos necesarios para el trazado de la obra. El trazado de la obra será ejecutado por el Contratista con equipo y personal de éste y verificado y aprobado por el Supervisor de la Obra, bajo responsabilidad.
La fecha de inicio del plazo contractual será según lo establecido en el Artículo Nº 240 del REGLAMENTO. al día siguiente de la entrega del terreno.
8.03 En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra debidamente foliado; el mismo que será firmado en todas sus páginas por el supervisor y por el residente. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.
8.04 La obra contratada se ejecutará según lo indicado en los Planos y las Especificaciones Técnicas del Proyecto, así como también las demás órdenes emanadas por LA MUNICIPALIDAD.
8.05 Antes de iniciar los trabajos, en los cuales se tiene que utilizar asfalto Rc-250. El contratista acreditará la compra de dicho material presentando Factura Original a nombre de la Empresa que contrató con la Municipalidad Provincial de Trujillo la ejecución de la obra, así mismo presentará una copia legalizada de dicho documento.
La original se devolverá en forma inmediata..
CLAUSULA NOVENA.- SUPERVISION Y CONTROL DE LAS OBRAS
La obra será sometida, durante su construcción, al control del Supervisor, Ing. JUAN BAUTISTA AYALA SANCHEZ con número de C.I.P. Nº 052186, en representación de LA MUNICIPALIDAD, para lo cual EL CONTRATISTA está obligado a proporcionar las facilidades que sean necesarias.
El Supervisor tendrá las siguientes obligaciones sin carácter limitativo.
Realizar personalmente la función de Supervisor en forma continua y permanente, de acuerdo al Artículo 250º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, a efecto de realizar un eficiente control y absolver las consultas sobre la ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LOS SECTORES SANTA LUCIA Y SANTA LUCILA DE MAMPUESTO-SECTOR SANTA LUCILA”
Verificar y exigir la correcta ejecución de los trabajos y asegurar el fiel cumplimiento de las condiciones estipuladas u obligaciones de EL CONTRATISTA establecidas mediante su Contrato con la Entidad.
En concordancia con la Res. N° 072-98-CG/2-7-98 NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS 600-07 el Supervisor deberá emitir informe opinado a la entidad, sobre el modo y forma como se cumplen los CONTROLES DE CALIDAD en obra, REQUISITO DE CARÁCTER OBLIGATORIO PARA EL TRÁMITE DE VALORIZACIONES.
Exigir a EL CONTRATISTA el buen comportamiento de su personal, estando facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista (autorizado por la Municipalidad) o trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena ejecución de la obra.
Incluir en el cuaderno de obra las ocurrencias más importantes sobre los trabajos de la Obra, las VISITAS DE CAMPO que realicen los FUNCIONARIOS, así mismo los RESULTADOS de los CONTROLES DE CALIDAD.
Velar que la Obra se ejecute con la calidad técnica y en concordancia con el expediente técnico, salvo causales de fuerza mayor que informará a la Municipalidad.
Velar por que las valorizaciones se efectúen en concordancia con en el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y sus modificatorias; así mismo sobre ampliación de plazo, presupuestos adicionales y otros reclamos que el contratista realice, deberá verificar que estén dentro de los plazos establecidos, de tal manera que permita a la Municipalidad, dictar los actos administrativos en fecha oportuna.
Al término de la obra deberá realizar la medición y valorización final, así como revisar y aprobar los Planos de Replanteo conforme a la obra, Memoria Descriptiva Valorizada, Metrados Post Construcción y emitir un Informe Final.
En caso de Resolución de Contrato, el Supervisor entregará a la Municipalidad, bajo responsabilidad, toda información relacionada con sus servicios.
Verificar que el contratista presente lo solicitado en el Punto 8.05 de la Claúsula Octava.
CLAUSULA DECIMA.- VALORIZACIONES Y PAGOS.
Las valorizaciones serán quincenales o mensuales tendrán el carácter de pagos a cuenta., serán elaboradas por el Supervisor y el Contratista, en función de los metrados ejecutados, con los Precios Unitarios del Valor Referencial, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad.
El subtotal obtenido se multiplicará por el factor de relación, calculado hasta la quinta cifra decimal. A éste monto se agregará, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.
Los metrados de obra serán formulados conjuntamente por EL CONTRATISTA y el SUPERVISOR, el último día de cada quincena o mes y deberán ser valorizados también en forma conjunta, debiendo presentarse a LA MUNICIPALIDAD a mas tardar cinco (5) días de transcurrido la quincena o mes. Este último plazo corresponde a la aprobación de la valorización por el Supervisor.
10.03 Si el SUPERVISOR no se presenta para la valorización conjunta con el Contratista, la efectuará EL CONTRATISTA. El Supervisor deberá revisar los metrados durante el periodo de aprobación de la valorización.
10.04 Las valorizaciones y de ser el caso los presupuestos adicionales por obras complementarias realizadas, se abonarán conjuntamente con sus respectivos reajustes, los que se calcularán de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 011–79–VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias, acompañando los CONTROLES DE CALIDAD correspondientes de las etapas constructivas.
10.05 EL CONTRATISTA presentará en su Primera Valorización dos (02) tomas fotográficas del terreno antes del inicio de la Obra, para la segunda Valorización presentará dos (02) fotografías de la ejecución de la obra y dos (02) fotografías para la Valorización final.
10.06 Las valorizaciones por concepto de contrato principal, reajustes por alzas, adicionales, mayores gastos generales y otros, serán cancelados en la fecha no posterior al último día del mes siguiente al que corresponde la valorización.
Los funcionarios que tengan a su cargo la revisión y/o visación de los metrados, el procesamiento, aprobación, trámite de valorizaciones por concepto de contrato principal, reajuste por alzas, adicionales mayores gastos generales y otros, en la medida que intervengan serán responsables de que las valorizaciones se remitan a las dependencias pagadoras para su cancelación, dentro de los doce (12) días naturales contados a partir de su recepción y en dichas dependencias pagadoras, los funcionarios que intervengan en el trámite bajo responsabilidad, las harán efectivas dentro de los trece (13) días naturales siguientes a la fecha de recepcionadas.
10.07 A partir del vencimiento del plazo establecido en el Numeral anterior EL CONTRATISTA tendrá derecho al reconocimiento del interés legal de conformidad con el Artículo N° 1244 del Código Civil. El pago de estos intereses se efectuarán en las valorizaciones siguientes.
10.08 Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de los metrados, entre EL CONTRATISTA y el SUPERVISOR, según sea el caso, se resolverá en la Liquidación del Contrato sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.
Para el pago de la primera valorización, EL CONTRATISTA deberá presentar copia legalizada del Libro de Planillas autorizado por la Autoridad Administrativa de Trabajo competente.
10. 10 A partir de la segunda valorización, EL CONTRATISTA deberá presentar:
* Copia legalizada del Libro de Planillas correspondiente a los pagos del mes anterior.
* Copia de los comprobantes del cumplimiento de las obligaciones a ESSALUD.
* Copia de los comprobantes de pago por el CONAFOVICER Y SENCICO.
10.11 A la Liquidación de la Obra EL CONTRATISTA presentará:
Planos de replanteo, en uno (1) originales y dos (2) copias.
Copia certificada del cierre del Libro de Planillas correspondiente a la obra.
Declaración Jurada de no adeudar a los trabajadores de la obra por indemnización y vacaciones.
Declaración Jurada de cumplimiento de obligaciones a ESSALUD.
Metrados Post Construcción, visados por el Supervisor y Contratista.
Constancia de no adeudos a CONAFOVICER.
Constancia de no adeudos a SENCICO.
Controles de calidad ejecutados en obra.
Fotografias (02) inicio y fin de obra.
CLAUSULA DECIMO PRIMERA.- REAJUSTE AUTOMATICO DE PRECIOS
11.01 El reajuste de precios se calculará mediante las fórmulas polinómicas que figuran en el Expediente Técnico de la Obra, aplicando el sistema de Fórmulas Polinómicas, de acuerdo con el Decreto Supremo N° 011 – 79 – VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
11.02 A efectos de realizar un adecuado control de las valorizaciones, se deberá presentar en forma separada la valorización y los reintegros.
CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.- PRORROGA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
El plazo de ejecución de las obras será el indicado en el Expediente Técnico, contados en días naturales, el mismo que se inicia según lo establecido en el Artículo N° 240 del REGLAMENTO.
12.02 El plazo no podrá ser prorrogado sino en los casos contemplados en la LEY y su REGLAMENTO, pero de ningún modo habrá prórroga si la petición del Contratista fuera formulada después de vencido el plazo vigente.
12.03 Las demoras injustificadas en la ejecución de la obra se sujetará al Artículo N° 263 del REGLAMENTO.
12.04 De conformidad con el Artículo N° 42 de la LEY, el contratista podrá solicitar ampliación de plazo por las siguientes causales:
Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a La MUNICIPALIDAD.
12.05 La ampliación de plazo por causas ajenas al contratista se regirá según lo establecido en el Artículo N° 259 del REGLAMENTO.
12.06 Las interrupciones o atrasos que pueda experimentar la obra a consecuencia del rechazo de materiales por mala calidad o incumplimiento de las especificaciones técnicas correspondientes no darán derecho al Contratista a prórroga alguna en el plazo de ejecución.
CLÁUSULA DECIMO TERCERA.- DE LAS OBRAS ADICIONALES
13.01 La procedencia, autorización y ejecución de Obras Adicionales se ceñirán a lo dispuesto por los Artículos N° 231, 265 y 266 del REGLAMENTO.
13.02 Asimismo, se tendrá en cuenta la Directiva N° 012–2000–CG/OATJ–PRO, “Autorización previa a la ejecución y pago de Presupuestos Adicionales de Obra Pública”, aprobado por Resolución Contraloría N° 036–2000–CG, publicada el 16 de marzo del 2001.
CLAUSULA DECIMO CUARTA.- DE LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO
14.01 Las formalidades de la Resolución del contrato se regirá por lo estipulado en el Artículo 226° del REGLAMENTO.
14.02 LA MUNICIPALIDAD podrá resolver el contrato, de conformidad con el inciso c) del Artículo N°41 de la LEY en los casos en que el contratista:
Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales esenciales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello. En el caso de obligaciones contractuales no esenciales, la Entidad podrá resolver el contrato sólo si habiéndolo requerido dos (2) veces, el contratista no ha verificado su cumplimiento.
No cuente con la capacidad económica o técnica para continuar la ejecución de la Obra.
Paralice injustificadamente la obra o reduzca injustificadamente el ritmo de trabajo, en el caso de contratos de obras, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.
Los efectos de la Resolución del contrato se regirán según lo establecido por el Artículo N° 267 del REGLAMENTO.
CLAUSULA DECIMO QUINTA.- DE LAS PENALIDADES
15.01 Penalidad por mora en la ejecución de la Obra.
En caso de retraso injustificado en la entrega de la obra, LA MUNICIPALIDAD aplicará al CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10 %) del monto contractual. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.
La penalidad se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:
F = 0.40, para plazos menores o iguales a sesenta (60) días
F = 0.15, para plazos mayores a sesenta (60) días
Penalidad por demora en la presentación de la Liquidación de Contrato.
En caso que EL CONTRATISTA presentara a LA MUNICIPALIDAD su Liquidación de Contrato en un Plazo mayor a 60 Días Naturales, contabilizados desde el día siguiente de la Recepción de la Obra, se le aplicará una penalidad de acuerdo al siguiente detalle :
Para Adjudicaciónes de Menor Cuantía
Penalidad = 0.15 de la UIT
Para Adjudicaciónes Directas Selectivas
Penalidad = 0.25 de la UIT
CLAUSULA DECIMO SEXTA.- SEGUROS
16.01 EL CONTRATISTA se obliga bajo responsabilidad a obtener y presentar a LA MUNICIPALIDAD todos los seguros necesarios de aseguradores autorizados conforme a la Legislación nacional vigente.
EL CONTRATISTA mantendrá vigentes dichos seguros, su capacidad total hasta que la obra materia del contrato, haya sido recepcionada por LA MUNICIPALIDAD.
Accidentes individuales de su personal de ingenieros y técnicos, conforme a lo establecido por el Decreto Legislativo N° 688 y Decreto Ley N° 25897.
Daños y perjuicios a terceros para cubrir la responsabilidad civil por muerte accidental o lesiones a personas que no sean trabajadores del contratista, o daños a propiedad de terceros, dentro del alcance de las obras y de terreno entregado al contratista, así como aquellos derivados de la ejecución de los trabajos.
CLAUSULA DECIMO SÉPTIMA.- RECEPCIÓN DE LA OBRA
La recepción de obra se realizará de acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 268 del REGLAMENTO.
17.02 EL SUPERVISOR, según corresponda, verificará la fecha de la culminación de la obra indicada por el Contratista, debiendo emitir su pronunciamiento en el Cuaderno de Obra.
Los metrados post-construcción deben formar parte del Acta de Recepción de Obra, de conformidad con la Norma de Control Interno para el Area de Obras Públicas N° 600 - 14.
CLAUSULA DECIMO OCTAVA.- DE LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO
La liquidación de Contrato se ajustará a lo estipulado en el Artículo N° 269 del REGLAMENTO.
CLAUSULA DECIMO NOVENA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
19.01 EL CONTRATISTA no podrá en ningún caso eludir su responsabilidad por los trabajos que hubieren sido encontrados defectuosos, o con vicios, ni negarse a repararlos o reconstruirlos según sea el caso bajo el pretexto de haber sido aceptados por el Supervisor, rigiendo en lo pertinente al respecto, la normatividad del Código Civil sobre responsabilidades de carácter contractual y extracontractual, así como los Artículos 1782, 1783, 1784 y 1785 del citado Código, estableciéndose al efecto de conformidad con el Art. 51° del texto Único Ordenado la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, un periodo de garantía de (07) años por las características de la obra ejecutada, en función de las normas técnicas aplicables al Proyecto, incluyendo las disposiciones municipales, responsabilizándose de esta manera durante dicho lapso EL CONTRATISTA, por la destrucción total o parcial, peligro de ruina o graves defectos por vicios de la construcción.
EL CONTRATISTA asume total y directa responsabilidad por las demandas, reclamos, pérdidas y acciones derivadas de actos u omisiones imputables a EL CONTRATISTA, subcontratista o personal empleado en la obra o en la guardianía de la misma, directamente vinculados con la ejecución de la obra, o que se realicen durante aquella.
EL CONTRATISTA deberá cumplir con las normas legales de seguridad e higiene en resguardo de la integridad física de los trabajadores, siendo legalmente responsable de la previsión y adecuada protección de los mismos contra accidentes y enfermedades ocupacionales. Asimismo, deberá proporcionar a sus trabajadores el equipo de protección personal (uniforma, mascarilla y otros implementos indispensables acorde con la labor que desempeñarán), adecuado para el desarrollo de sus actividades, ello en aplicación de la Ley N° 23407 y el Decreto Supremo N° 042 – F.
CLAUSULA VIGÉSIMA.- OTRAS OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD
20.01 Entregar el terreno dentro de los diez (15) días naturales de la firma del Contrato.
20.02 Designar al Supervisor.
20.03 Abonar, previa aprobación, las valorizaciones periódicas quincenales o mensuales, REVISADAS Y VISADAS por el Supervisor de acuerdo al procedimiento indicado en la Cláusula Décima del presente contrato.
20.04 Recepcionar la Obra totalmente concluida, suscribiendo el Acta correspondiente
CLAUSULA VIGÉSIMO PRIMERA.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
21.01 Ejecutar la obra en estricta conformidad con los planos, especificaciones técnicas, bases generales, calendario de avance de obra, calendario se adquisición de materiales, cronograma de desembolso y demás documentos del Expediente Técnico de Obra, que forman parte del presente contrato.
21.02 Proveerse con la debida anticipación de todos los equipos, materiales y elementos necesarios que se necesitarán para la ejecución de los trabajos.
21.03 Proporcionar una oficina provisional con las dimensiones necesarias, para el uso del Supervisor de LA MUNICIPALIDAD.
21.04 Proporcionar la cantidad de maquinaria y equipo mínimo para la ejecución de la Obra, cuyas características en rendimiento, capacidad y potencia estarán en concordancia o equivalencia con la oferta presentada.
21.05 Mantener obligatoriamente asegurado a todo su personal en el Seguro Social de Salud (ESSALUD), desde el comienzo de la obra hasta su conclusión, para cubrir la atención de enfermedades y/o accidentes de trabajos.
Asumir y responder exclusivamente del pago de remuneraciones, indemnizaciones, seguros y demás beneficios que establezcan las leyes sociales por el personal a su servicio y por los impuestos y contribuciones y aportaciones que le correspondan por los trabajadores; debiendo actuar LA MUNICIPALIDAD en estas materias tributarias como Agente Fiscalizador conforme a la normatividad vigente, pues es propósito de las partes que los derechos de sus servidores deben ser de cuenta exclusiva de EL CONTRATISTA, requisito éste necesario para el pago de la Primera Valorización.
21.07 No podrá transferir parcial o totalmente la ejecución de la Obra, salvo autorización expresa de LA MUNICIPALIDAD mediante comunicación escrita, previa solicitud de EL CONTRATISTA La celebración de cualquier subcontrato no libera a EL CONTRATISTA de su responsabilidad que le puede corresponder al subcontratista. Para ser subcontratista se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores y no estar incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado.
En todo caso la Subcontratación se regirá por lo establecido en los Artículos N°38 de la LEY y N° 208 del REGLAMENTO.
Responsabilizarse de la adecuada conservación de la obra, así como del cumplimiento de las disposiciones y reglamentos del Gobierno Municipal y del Gobierno Central relacionados a trabajos en la vía pública, en forma tal que no de lugar a reclamos del vecindario ni a sanciones ni multas por infracción de tales disposiciones, así como cualquier otro tipo de responsabilidades.
21.09 Responsabilizarse exclusivamente de todo daño que por acción, omisión o negligencia, haya ocasionado a personas, propiedades muebles o inmuebles de terceros, que se deriven de los contratos de construcción.
21.10 Entregar a LA MUNICIPALIDAD, el original y dos juegos de copias de los planos de replanteo de la obra terminada y Metrados Post Construcción, para efectos de Recepción de obra. En caso de incumplimiento no procederá la Recepción de Obra.
21.11 El Cartel será hecho de Triplay nuevo y el bastidor de dicho cartel con madera, cuya sección tenga las dimensiones que se indica en el formato del Expediente Técnico, si EL CONTRATISTA no cumple con lo indicado anteriormente LA MUNICIPALIDAD, confeccionará y colocará dicho cartel con cargo a EL CONTRATISTA .
CLAUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS
22.01 Aplicación de la Conciliación.
Por la presente cláusula se establece que cualquier controversia sobre la ejecución o interpretación de este contrato podrá solucionarse por Conciliación
En ese sentido, cualquiera de las partes tiene el derecho de someter la controversia a un centro de conciliación dentro del plazo de quince (15) días.
Si la conciliación soluciona la controversia en forma total el Acta que contiene el acuerdo es título de ejecución para todos los efectos. Si concluye con un acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes deben someterse obligatoriamente a un arbitraje para que se pronuncie definitivamente sobre las diferencias no resueltas dentro del plazo de los quince (15) días siguientes de la suscripción del acta respectiva.
22.02 Aplicación del Arbitraje.-
EL arbitraje será resuelto por (un arbitro único / Un Tribunal Arbitral), según lo dispuesto en el Articulo N° 278 del Reglamento. A falta de acuerdo en la designación del (los) mismo(s) o del Presidente del Tribunal o ante la rebeldía de una de las partes en cumplir con dicha designación, la misma será efectuada por el Concejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado conforme a las disposiciones administrativas del REGLAMENTO o conforme al Reglamento del Centro del Arbitraje al que se hubiesen cometido las partes.
22.03 Para el presente caso, serán de aplicación las disposiciones contempladas en la LEY y el Capítulo IV del REGLAMENTO (Artículo N° 273)
CLAUSULA VIGÉSIMO TERCERA.- FUERZA MAYOR
23.01 Las partes han convenido en considerar como Fuerza Mayor los fenómenos naturales o actos del hombre que se encuentran fuera del control de las partes contratantes y que no pudieran ser evitadas tales como guerra, terremotos, incendios, explosiones, disturbios, actos de sabotaje, etc. que afecten a la obra.
23.02 Si una de las partes estuviera temporalmente incapacitada por motivo de fuerza mayor o caso fortuito para cumplir total o parcialmente, las obligaciones contraídas, notificará a la otra parte por escrito tal circunstancia, tan pronto como sea posible después de ocurrido el evento, proporcionando todos los detalles, quedando suspendidas las obligaciones de la parte afectada sólo por el tiempo que dure la incapacidad causada, debiéndose actuar en lo posible de modo que la causa o los efectos sean solucionados con la mayor celebridad.
23.03 El mayor costo y los pagos adicionales que pudieran resultar de la paralización de la obra en razón de la fuerza mayor o caso fortuito, serán determinados de común acuerdo entre las partes.
23.04 Si la paralización de la obra por fuerza mayor subsistiese por un periodo de sesenta (60) días naturales, los contratantes podrán resolver el contrato, salvo que decidieran la continuación de la obra, reajustando los términos pactados.
23.05 En caso de Resolución del Contrato, EL CONTRATISTA entregará a LA MUNICIPALIDAD toda la información relacionada con la obra y practicará la liquidación del contrato correspondiente.
CLAUSULA VIGÉSIMO CUARTA.- ANEXOS
Forman parte del presente contrato como Anexos, los siguientes documentos
ANEXO N° 1 Bases integradas que incluye el Expediente Técnico de Obra
ANEXO N° 2 Acta de Otorgamiento de la Buena Pro.
ANEXO N° 3 Cronograma de Desembolso previstos presupuestalmente
ANEXO N° 4 Calendario Valorizado de Avance de Obra.
ANEXO N° 5 Calendario de Adquisición de Materiales e Insumos.
ANEXO N° 6 Programa PERT-CPM de ejecución de Obra con asignación de recursos de Diagrama Gantt debidamente detallados.
ANEXO N° 7 Propuesta Técnica.
ANEXO N° 8 Propuesta Económica.
CLAUSULA VIGÉSIMO QUINTA.- DISPOSICIONES FINALES.
25.01 Cualquier punto no considerado en las Cláusulas precedentes se ceñirá a lo que establece el Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su REGLAMENTO.
25.02 Asi mismo, son de aplicación al presente contrato las normas pertinentes al Código Civil, Ley de Presupuesto y todas aquellas relacionadas con este tipo de relaciones contractuales.
Estando de acuerdo en todas y cada una de las Cláusulas del presente Contrato, firman ambas partes en Trujillo, a los 02 Dias del Mes de Febrero del 2006.
POR LA MUNICIPALIDAD EL CONTRATISTA

References: Artículo 250
 Resolución 
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Artículo 226
 Resolución 
 Resolución