Source: http://docplayer.it/12325381-Verbale-di-deliberazione-della-giunta-registro-delibere-di-giunta-n-9.html
Timestamp: 2018-12-11 05:37:29+00:00

Document:
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA. Registro delibere di Giunta N. 9 - PDF
Download "VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA. Registro delibere di Giunta N. 9"
1 COPIA Città di Latisana Provincia di Udine VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA Registro delibere di Giunta N. 9 L anno 2015 il giorno 22 del mese di GENNAIO alle ore 15:00, nella Residenza Municipale di Latisana si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei Sigg.: Presente/Assente BENIGNO Salvatore Piero Maria Sindaco Presente VALVASON Angelo Assessore Presente GEREMIA Milo Assessore Presente CANOVA Cesare Assessore Presente VIGNOTTO Sandro Assessore Presente GARBUIO Claudio Assessore Presente SPAGNOLO Maddalena Assessore Presente Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell articolo 97, comma 4, lettera a), del D.Lgs , n.267, il SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Francesca FINCO. Salvatore Piero Maria BENIGNO, nella sua veste di SINDACO, assunta la Presidenza, e constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a discutere e deliberare sul seguente argomento. OGGETTO OP 301. REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI PERTEGADA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. Città di Latisana Deliberazione n. 9 del 22/01/2015 1
2 PREMESSO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTALE - che con deliberazione giuntale n. 56 del , è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di realizzazione dei nuovi loculi nel cimitero di Pertegada, per un importo complessivo di ,00 di cui ,63 per lavori a base d asta, redatto in maggio 2014, dall Ufficio del Servizio Lavori Pubblici del Comune; - che la spesa suindicata è finanziata come segue: entrata spesa Cap. Descrizione Importo Intervento Cap. Descrizione Importo 864 Alienazione , /7 Costruzione loculi ,00 beni patrimoniali EPF2012 Pertegada - che, con provvedimento n.118, è stato aggiudicato l appalto dei lavori di realizzazione dei nuovi loculi nel cimitero di Pertegada alla ditta SO.CO.EM. Srl (Partita IVA ), con sede in Bastia Umbra (UD), che ha offerto un ribasso del 30,800% determinando un importo contrattuale di ,22 oltre ad IVA di legge; - che, con contratto d appalto rep. n. 634 di data 14/10/2014 registrato a Latisana il 29/10/2014 al n , sono stati affidati i lavori alla ditta SO.CO.EM. Srl (Partita IVA ), con sede in Bastia Umbra (UD), per l importo contrattuale di ,22 +IVA di legge; - che i lavori sono iniziati in data come da verbale del direttore dei lavori; - che in corso d opera si è ravvisata la necessità di apportare alcune variazioni al fine di migliorare la friubilità dell opera nel suo complesso, mediante le accertate economie derivanti dal ribasso d asta, in particolare sono state previste le seguenti lavorazioni: allargamento del marciapiede al fine di aumentare i requisiti di sicurezza per gli utenti nel momento di utilizzo delle scale mobili per il raggiungimento dei loculi posti ai livelli superiori; realizzazione dei pannelli decorativi dei lati minori del fabbricato mediante pannelli prefabbricati con finiture in parte bocciardate ed in parte eseguiti con stampi in polistirolo/gomma al fine di rendere perfettamente coincidente la struttura a quella precedentemente realizzata; realizzazione di trave in c.a. a chiusura della parte superiore degli ossari in sostituzione del tamponamento previsto in progetto. VISTA la perizia di variante in corso d opera redatta, in data , dal D.L. p.i edile Marco Turco DEL Servizio Lavori Pubblici del Comune, completa di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dal legale rappresentante dell impresa e dal nuovo quadro economico di spesa, dell importo complessivo riconfermato in ,00, di cui ,61 per lavori a base di perizia al netto del ribasso d asta, che prevede in sintesi i seguenti interventi: allargamento del marciapiede al fine di aumentare i requisiti di sicurezza per gli utenti nel momento di utilizzo delle scale mobili per il raggiungimento dei loculi posti ai livelli superiori, realizzazione dei pannelli decorativi dei lati minori del fabbricato mediante pannelli prefabbricati con finiture in parte bocciardate ed in parte eseguiti con stampi in polistirolo/gomma al fine di rendere perfettamente coincidente la struttura a quella precedentemente realizzata, realizzazione di trave in c.a. a chiusura della parte superiore degli ossari in sostituzione del tamponamento previsto in progetto; DATO ATTO: - che i contenuti della perizia rientrano tra i motivi ammissibili di cui all articolo 27 della L.R , n.14, parte riferiti al comma 3 e parte al comma 1 lettera a); - che, ai sensi del comma 10 dell articolo 83 del Regolamento approvato con D.P.Reg n.0165/pres., per i motivi sopra indicati, rientra tra le competenze del Responsabile del procedimento l approvazione della perizia suindicata; Città di Latisana Deliberazione n. 9 del 22/01/2015 2
3 VERIFICATO ed accertato che le modifiche di perizia comportano variazioni in aumento dell importo contrattuale per netti ,29 ed un maggiore termine contrattuale dell ultimazione dei lavori di giorni 20 (venti) naturali e consecutivi. SI PROPONE 1) di dare atto che, in merito ai contenuti della perizia suindicata, sussistono i presupposti affinché il responsabile del procedimento approvi, ai sensi del comma 10 dell articolo 83 del D.P.Reg n. 0165/Pres., la perizia di variante dei lavori di realizzazione nuovi loculi nel cimitero di Pertegada, redatta in data dal p.i. edile Marco Turco dell Ufficio Lavori Pubblici Comunale, completa di atto di sottomissione, verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dal legale rappresentante dell impresa e del nuovo quadro economico di spesa, dell importo complessivo riconfermato in ,00, di cui ,61 per lavori a base di perizia al netto del ribasso d asta ed il cui quadro economico risulta così determinato: A) LAVORI A1) importo lavori ribassato del 30,800% ,61 A2) importo non soggetto a ribasso d asta costo della sicurezza non soggetto a ribasso 4.500,00 Totale lavori , ,61 B) SOMME A DISPOSIZIONE 1. IVA 10% sui lavori 9.662,76 2. Spese tecniche di progettazione 5.328,96 3. Collaudi strutture 1.600,00 4. Fondo incentivante comp. oneri 1.200,00 5. Imprevisti 5.580,67 Totale , ,39 Totale ,00 2) di dare atto che la spesa suindicata di ,00 viene finanziata come segue: entrata spesa Cap. Descrizione Importo Intervento Cap. Descrizione Importo 864 Alienazione , /7 Costruzione loculi ,00 beni patrimoniali EPF2012 Pertegada 3) di dare atto che l approvazione della perizia suindicata comporta variazioni in aumento dell importo contrattuale per netti ,29 ed un maggiore termine contrattuale dell ultimazione dei lavori di giorni 20 (venti) naturali e consecutivi; 4) il presente atto costituisce titolo abilitativo edilizio per le opere in variante, ai sensi del comma 1 dell articolo 11 della L.R. n.19/2009; 5) di dare atto che il completamento dell intervento in oggetto risulta tra le priorità dell Amministrazione Comunale. Pareri ai sensi dell art. 49 del Decreto Legislativo , n. 267: IL RESPONSABILE DEL SETTORE esprime parere favorevole di regolarità tecnica Lì 22/01/2015 F.to Maurizio Frattolin RAGIONIERE CAPO esprime parere favorevole di regolarità contabile. Li 22/01/2015 F.to Annalisa Grande Città di Latisana Deliberazione n. 9 del 22/01/2015 3
4 LA GIUNTA COMUNALE Vista la suestesa proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all istruttoria della pratica; Visto l art. 49 del Decreto Legislativo , n. 267; Acquisiti i pareri di cui alla suddetta normativa, come risultanti dalle sottoscrizioni in calce alla proposta stessa; Ad unanimità di voti resi ed espressi per alzata di mano, DELIBERA 1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l oggetto indicato in epigrafe, facendola propria ad ogni effetto di legge; 2. di dare atto che, in merito ai contenuti della perizia suindicata, sussistono i presupposti affinché il responsabile del procedimento approvi, ai sensi del comma 10 dell articolo 83 del D.P.Reg n. 0165/Pres., la perizia di variante dei lavori di realizzazione nuovi loculi nel cimitero di Pertegada, redatta in data dal p.i. edile Marco Turco dell Ufficio Lavori Pubblici Comunale, completa di atto di sottomissione, verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dal legale rappresentante dell impresa e del nuovo quadro economico di spesa, dell importo complessivo riconfermato in ,00, di cui ,61 per lavori a base di perizia al netto del ribasso d asta ed il cui quadro economico risulta così determinato: A) LAVORI A1) importo lavori ribassato del 30,800% ,61 A2) importo non soggetto a ribasso d asta costo della sicurezza non soggetto a ribasso 4.500,00 Totale lavori , ,61 B) SOMME A DISPOSIZIONE 1. IVA 10% sui lavori 9.662,76 2. Spese tecniche di progettazione 5.328,96 3. Collaudi strutture 1.600,00 4. Fondo incentivante comp. oneri 1.200,00 5. Imprevisti 5.580,67 Totale , ,39 Totale ,00 3. di dare atto che la spesa suindicata di ,00 viene finanziata come segue: entrata spesa Cap. Descrizione Importo Intervento Cap. Descrizione Importo 864 Alienazione , /7 Costruzione loculi ,00 beni patrimoniali EPF2012 Pertegada 4. di dare atto che l approvazione della perizia suindicata comporta variazioni in aumento dell importo contrattuale per netti ,29 ed un maggiore termine contrattuale dell ultimazione dei lavori di giorni 20 (venti) naturali e consecutivi; Città di Latisana Deliberazione n. 9 del 22/01/2015 4
5 5. il presente atto costituisce titolo abilitativo edilizio per le opere in variante, ai sensi del comma 1 dell articolo 11 della L.R. n.19/2009; 6. di dare atto che il completamento dell intervento in oggetto risulta tra le priorità dell Amministrazione Comunale. Successivamente, con separata ed unanime votazione, resa per alzata di mano, DELIBERA di dichiarare la presente di immediata eseguibilità, stante l urgenza di provvedere, ai sensi dell art. 1, comma 19, della Legge Regionale , n * * * * * Città di Latisana Deliberazione n. 9 del 22/01/2015 5
6 Letto, confermato e sottoscritto, IL PRESIDENTE F.to dott. Salvatore Piero Maria BENIGNO IL SEGRETARIO GENERALE F.to dott.ssa Francesca Finco ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all Albo pretorio informatico, ai sensi della L.69/2009, il 26/01/2015 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino il 10/02/2015 compreso. Lì 26/01/2015 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE F.to Clara MAURO ATTESTATO DI ESECUTIVITA Ai sensi dell art. 1 della Legge Regionale 11/12/2003, n. 21, si attesta che la presente deliberazione è esecutiva: dalla data di adozione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 19) al termine della pubblicazione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 15) L IMPIEGATO RESPONSABILE F.to Clara MAURO Città di Latisana Deliberazione n. 9 del 22/01/2015 6

References: articolo 97
 articolo 27
 articolo 83
 articolo 83
 articolo 11
 art. 49
 art. 49
 articolo 83
 articolo 11
 art. 1
 art. 1
 art. 1
 art. 1