Source: http://docplayer.it/9198249-Capitolato-speciale-descrittivo-e-prestazionale-parte-i.html
Timestamp: 2019-01-21 08:10:29+00:00

Document:
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PARTE I - PDF
Download "CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PARTE I"
1 CODICE COMMESSA: COM 336 PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL ART. 53, COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I. PER L AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI INERENTI AL PROGETTO BONIFICA AMIANTO EX SCUOLE MATERNE. INTERVENTO DI RIMOZIONE AMIANTO, DEMOLIZIONI E ARRETRAMENTO DI UN MURO DI CONTENIMENTO NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA (SA) CIG: C0 CUP: I84F CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PARTE I
2 COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA (Provincia di Salerno) APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO A BASE DI GARA (Appalto integrato) BONIFICA AMIANTO EX SCUOLE MATERNE. INTERVENTO DI RIMOZIONE AMIANTO, DEMOLIZIONI E ARRETRAMENTO DI UN MURO DI CONTENIMENTO CUP: I84F CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PARTE I - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL APPALTO (articolo 53, comma 2, lettera b), comma 3 e comma 4, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006) (articoli 43, commi 3 e seguenti, 138, commi 1 e 2, e 169, del d.p.r. 05 ottobre 2010, n. 207) Contratto a corpo Il responsabile del servizio Il progettista Il responsabile del procedimento
3 INDICE PARTE I DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL APPALTO... 5 CAPO 1. INDICAZIONI GENERALI RIGUARDANTI L APPALTO... 5 Stazione Appaltante... 5 Art. 1 - Oggetto dell appalto... 5 Art. 2 - Ammontare dell appalto... 6 Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto... 6 Art. 4 - Categorie dei lavori... 7 Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili... 7 CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE... 8 Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto... 8 Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto... 8 Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l appalto... 9 Art. 9 - Fallimento dell appaltatore... 9 Art Rappresentante dell appaltatore e domicilio; direttore di cantiere Art Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione Art Convenzioni in materia di valuta e termini CAPO 3. TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L ESECUZIONE Art Progettazione definitiva Art Progettazione esecutiva: modalità e termini Art Ritardo nella progettazione esecutiva Art Approvazione della progettazione esecutiva Art Consegna e inizio dei lavori Art Termini per l'ultimazione dei lavori Art Proroghe Art Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori Art Sospensioni ordinate dal RdP Art Penali in caso di ritardo Art Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Art Inderogabilità dei termini di progettazione ed esecuzione Art Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI Art Lavori a corpo Art Eventuali lavori a misura Art Eventuali lavori in economia Art Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d opera CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA Art Anticipazione Art Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva Art Pagamenti in acconto Art Pagamenti a saldo Art Ritardi nel pagamento delle rate di acconto Art Ritardi nel pagamento della rata di saldo Art Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo Art Anticipazione del pagamento di taluni materiali Art Cessione del contratto e cessione dei crediti CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE Pagina 2 di 61
4 Art Cauzione provvisoria Art Cauzione definitiva Art Riduzione delle garanzie Art Obblighi assicurativi a carico dell impresa Art Assicurazione della progettazione esecutiva CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L ESECUZIONE Art Variazione dei lavori Art Varianti per errori od omissioni progettuali Art Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA Art Adempimenti preliminari in materia di sicurezza Art Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere Art Piano di sicurezza e di coordinamento Art Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento Art Piano operativo di sicurezza Art Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO Art Subappalto Art Responsabilità in materia di subappalto Art Pagamento dei subappaltatori CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO Art Accordo bonario Art Definizione delle controversie Art Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera Art Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Art Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L ULTIMAZIONE Art Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione Art Termini per il collaudo Art Presa in consegna dei lavori ultimati CAPO 12. NORME FINALI Art Oneri e obblighi a carico dell appaltatore Art Obblighi speciali a carico dell appaltatore Art Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione Art Utilizzo di materiali recuperati o riciclati Art Terre e rocce da scavo Art. 69. Custodia del cantiere Art Cartello di cantiere Art Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto Art Tracciabilità dei pagamenti Art Spese contrattuali, imposte, tasse TITOLO II DEFINIZIONE TECNICA DI ATTIVITA NON DEDUCIBILI DA ALTRI ELABORATI CAPO 1 PIANI ATTUATIVI Art. 74 Generalità Art. 75 Piano di Lavoro Art. 76 Piano delle demolizioni Art. 77 Piano degli smaltimenti Pagina 3 di 61
5 PARTE I DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL APPALTO Pagina 4 di 61
6 PARTE I DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL APPALTO CAPO 1. INDICAZIONI GENERALI RIGUARDANTI L APPALTO Stazione Appaltante Sogesid S.p.A. Via Calabria, Roma Tel. 06/ Fax. 06/ Indirizzo Internet: Responsabile del procedimento (RdP): Ing. Silvia Carecchio Art. 1 - Oggetto dell appalto 1. Ai sensi dell articolo 53, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti, l oggetto dell appalto consiste nella progettazione esecutiva e nell esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo predisposto dalla Stazione Appaltante, necessari per la realizzazione dell intervento di cui al successivo comma 2, alle condizioni di cui al seguente comma L intervento è così individuato: a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Comune di Giffoni Valle Piana (SA) - Bonifica amianto ex scuole materne. Intervento di rimozione amianto, demolizioni e arretramento di un b) descrizione sommaria: L intervento consiste nella bonifica dalla presenza di amianto di due aree urbane, ricadenti rispettivamente in Frazione Ornito e Località San Rocco del Comune di Giffoni Valle Piana (SA), da realizzarsi mediante: rimozione degli elementi di copertura e di altri materiali contenenti amianto; demolizione dei prefabbricati che insistono su entrambe le aree; bonifica delle aree consistente in scotico del top-soil, relativo smaltimento delle terre di risulta e indagini dei suoli; arretramento di un muro di contenimento e di un corpo scala di accesso all area di intervento sita località San Rocco, comprensivo di realizzazione di una rampa destinata ad uso manutentivo; sistemazione dello stato dei luoghi di entrambe le aree. c) ubicazione: Regione Campania, Comune di Giffoni Valle Piana (SA). 3. Sono compresi nell appalto: a) l esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo a base di gara relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché degli elaborati e della documentazione di cui alla lettera b); b) la redazione, prima dell esecuzione dei lavori di cui al precedente comma, della progettazione Pagina 5 di 61
7 esecutiva da redigere a cura dell appaltatore nel rispetto dell articolo 93, comma 5, del Codice dei contratti pubblici e degli articoli da 33 a 43 del d.p.r. n. 207 del 2010 e s.m.i., in quanto applicabili, in conformità al progetto posto a base di gara dalla Stazione appaltante e da approvare da parte di quest ultima prima dell inizio dei lavori ai sensi del successivo articolo 15, comma 1; nel seguito del presente Capitolato ogni qualvolta ricorrano le parole «progettazione esecutiva» si intende la prestazione di cui al presente comma. 4. La progettazione esecutiva e l esecuzione dei lavori sono sempre e comunque effettuate secondo le regole dell arte e l appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell adempimento dei propri obblighi. Trova sempre applicazione l articolo 1374 del codice civile. 5. Anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e s.m.i. sono stati acquisiti i seguenti codici: a) Codice identificativo della gara (CIG): ; b) Codice Unico di Progetto (CUP): I84F Art. 2 - Ammontare dell appalto 1. L importo complessivo dei lavori e dei servizi compresi nell appalto ammonta alla somma di euro ,22 (trecentoquarantaseimilaottantanoveuro/22), come risulta nel prospetto seguente: A Lavori 1 Importo totale dei lavori da computo metrico ,42 2 Oneri per l attuazione dei piani di sicurezza ,28 3 IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2) ,70 Servizi 4 Onorario per Progettazione esecutiva ,52 5 IMPORTO TOTALE LAVORI E SERVIZI (A3+A4) ,22 6 IMPORTO A BASE D'ASTA (A5-A2) ,94 2. L importo contrattuale è costituito dalla somma dei seguenti importi, determinati nella tabella di cui al comma precedente: a) importo dei lavori, di cui al precedente comma 1, rigo 1 della Tabella, pari ad Euro ,42 (trecentoquattordicimilanovecentodiciottoeuro/42) al netto del ribasso percentuale offerto dall aggiudicatario in sede di gara; b) importo degli oneri per l attuazione dei piani di sicurezza, di cui al comma 1, rigo 2 della Tabella, stimati in euro ,28 (quattordicimilatrecentoventiquattroeuro/28), non soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti, e del punto dell allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; c) importo del corrispettivo per la progettazione esecutiva, di cui al precedente comma 1, rigo 4 della Tabella, pari a Euro ,52 (sedicimilaottocentoquarantaseieuro/52) al netto del ribasso di gara offerto dall aggiudicatario in sede di gara. Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto 1. Il contratto è stipulato a corpo ai sensi dell articolo 53, comma 4 del Codice dei contratti, e dell articolo 43, comma 6, e dell art. 184 del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i.. L importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere Pagina 6 di 61
8 invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. 2. Il ribasso percentuale offerto dall aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 3. Anche ai sensi dell articolo 118, comma 2, del d.p.r. n. 207 del 2010, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell intervento, non ha valore negoziale. 3. I prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché senza valore negoziale ai fini dell appalto e della determinazione dell importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d opera, qualora ammissibili ai sensi dell articolo 132 del Codice dei contratti, estranee ai lavori già previsti nonché eventuali lavori in economia di cui all articolo 27 del presente Capitolato Speciale d Appalto. 4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono: a) ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 1, per l importo netto determinato ai sensi dell articolo 2, comma 2, lettera a); b) agli oneri per l attuazione dei piani di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, per l importo determinato a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali; c) al corrispettivo per la progettazione esecutiva di cui all articolo 2, comma 1, rigo 4, per l importo netto determinato ai sensi dell articolo 2, comma 2, lettera c). Art. 4 - Categorie dei lavori 1. Ai sensi dell articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. e in conformità all allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG1» - Edifici civili ed industriali. 2. Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i., le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono riportate nel seguito. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue: % sul declaratoria categoria Importo classifica totale Parte di opera Opere ed impianti Scorporabile o di bonifica e subappaltabile al 1) OG ,26 I 6,86 % protezione 100% ambientale 3. L importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 1, al netto dell importo delle categorie scorporabili di cui al comma 2, ammonta ad euro ,44. L incidenza della categoria prevalente rispetto al totale delle lavorazioni è pari al 93,14 %. 4. Le lavorazioni di natura impiantistica devono essere certificate in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti. Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all articolo 132, comma 3, del D. Lgs. n. 163/06 Codice dei contratti, all articolo 43, commi 6, 7 e 8, ed all articolo 184 del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i., sono indicati nella seguente tabella: Pagina 7 di 61
9 Categoria Descrizione delle categorie (e sottocategorie disaggregate) di lavorazioni omogenee Importo Lavori (A) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (B) Totale (A+B) Incidenza % OG 1 Attività preliminari alle lavorazioni ,97 929, ,20 6,49 % OG1 Demolizioni , , ,05 10,64 % OG 1 Arretramento muro di contenimento (loc. San Rocco) , , ,20 76,01 % TOT OG , , ,44 93,14 % OG12 Bonifica amianto ,50 659, ,47 4,61 % OG12 Indagini suolo 7.100,80 322, ,78 2,25 % TOT OG ,30 982, ,26 6,86 % TOTALE , , ,70 100,00 % 2. Fatte salve le sole ipotesi di cui all articolo 14, comma 4, del presente Capitolato Speciale, i gruppi di cui al precedente comma 1 restano invariati rispetto a come individuati e quantificati nel progetto posto a base di gara, anche dopo la presentazione e l approvazione della progettazione esecutiva. CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto 1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d appalto, ancorché non materialmente allegati: a) il capitolato generale d appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest ultimo; b) il presente Capitolato Speciale, comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo; c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto definitivo posto a base di gara, redatto a cura della Stazione appaltante, verificato, validato e approvato dalla stessa Stazione appaltante mediante proprio provvedimento, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai Pagina 8 di 61
10 sensi del successivo comma 3; d) l elenco dei prezzi unitari come definito all articolo 3; e) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell Allegato XV allo stesso Decreto, nonché le proposte integrative al predetto Piano di cui all articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza; f) il Piano Operativo di Sicurezza di cui all articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell allegato XV allo stesso decreto; g) il cronoprogramma di cui all articolo 40 del d.p.r. n. 207 del 2010 e s.m.i.; h) le polizze di garanzia di cui ai successivi artt. 38, 40 e 41; 2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; b) il d.p.r. n. 207 del 2010 e s.m.i., per quanto applicabile; c) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., con i relativi allegati. 3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: a) il computo metrico estimativo; b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all articolo 132 del Codice dei contratti; c) le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, che quelle risultanti dalla «lista» di cui all articolo 119 del d.p.r. n. 207 del 2010, predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall appaltatore e da questi presentata in sede di offerta. Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l appalto 1. La sottoscrizione del contratto da parte dell appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 2. Ai sensi dell articolo 106, commi 2 e 3, del d.p.r. n. 207 del 2010, l appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l immediata esecuzione dei lavori. Art. 9 - Fallimento dell appaltatore 1. In caso di fallimento dell appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del Codice dei contratti. Pagina 9 di 61
11 Art Rappresentante dell appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all articolo 2 del capitolato generale d appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all articolo 3 del capitolato generale d appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all articolo 4 del capitolato generale d appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. Art Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici delle progettazioni definitiva ed esecutiva e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 2. Per quanto riguarda l accettazione, la qualità e l impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l eventuale sostituzione di quest ultimo, si applicano rispettivamente l articolo 167 del d.p.r. n. 207 del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d appalto. 3. L appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.p.r. 21 aprile 1993, n L appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008). Pagina 10 di 61
12 Art Convenzioni in materia di valuta e termini 1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro. 2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa. 3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n Pagina 11 di 61
13 CAPO 3. TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L ESECUZIONE Art Progettazione definitiva 1. La progettazione definitiva posta a base di gara, redatta a cura della Stazione appaltante, verificata, validata e approvata dalla stessa Stazione appaltante, costituisce elemento contrattuale vincolante per la progettazione esecutiva, alle condizioni di cui all articolo 14, nonché per l esecuzione dei lavori. 2. Fermo restando quanto previsto dall articolo 50 del presente Capitolato speciale d appalto, costituisce parte integrante del progetto definitivo il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 100 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.. Art Progettazione esecutiva: modalità e termini 1. Fermo restando quanto previsto dall articolo 169 del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i., dopo la stipulazione del contratto il RdP ordina all appaltatore, con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva. 2. Qualora il provvedimento di cui al comma 1 non sia emesso o non pervenga all appaltatore entro 10 (dieci) giorni dalla stipulazione del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e l ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine. 3. La progettazione esecutiva completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, e completa degli schemi dei piani attuativi di cui al successivo Titolo II, artt. 74 e seguenti, deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il termine perentorio di 21 (ventuno) giorni naturali e consecutivi dal provvedimento di cui al comma 2. La progettazione esecutiva, come previsto dall art. 169, comma 2 del d.p.r. 207 del 2010 e s.m.i. non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo posto a base di gara. Ai sensi dell art. 169, comma 3, secondo periodo, del succitato D.P.R. 207 del 2010 e s.m.i., sono ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) delle categorie di lavoro dell appalto, come individuate nella tabella di cui al precedente articolo 5, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell importo del contratto stipulato. 4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) o d) del Codice dei contratti, oppure nel caso di errori od omissioni riscontrati nel progetto posto a base di gara, le variazioni da apportarsi alla progettazione esecutiva sono valutate in base ai prezzi offerti in sede di gara o mediante analisi del prezzo ai sensi dell art. 32 comma 2 del d.p.r. 207/2010 e s.m.i.. La Stazione appaltante procede all accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 10 (dieci) giorni dall accertamento della necessità di introdurre nella progettazione esecutiva la variazione al progetto posto a base di gara. L assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui al comma 3 previsto per la presentazione della progettazione esecutiva. Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da apportare alla progettazione esecutiva ma non può comunque essere superiore ad un quarto del termine previsto inizialmente. 5. Durante la progettazione esecutiva il progettista deve coordinarsi con il soggetto o l organo di verifica di cui all articolo 112 del Codice dei contratti, mediante confronti costanti in modo da Pagina 12 di 61
14 minimizzare i rischi di verifica negativa. Il progettista deve altresì, se ciò sia opportuno, sentire il soggetto titolare della progettazione definitiva posta a base di gara e il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, al fine di redigere la progettazione esecutiva nel modo più coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a base di gara. Ai sensi dell articolo 24, comma 3, secondo periodo, del d.p.r. n. 207 del 2010 e s.m.i., la redazione del progetto esecutivo deve avvenire nella sede o nelle sedi dichiarate in sede di offerta. 6. Unitamente alla progettazione esecutiva l appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia delle opere strutturali in cemento armato, ai sensi dell articolo 65 del D.P.R. n. 380 del 2001 all ottenimento dell autorizzazione di cui agli articoli 82 e 93 del D.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile (L.R. n. 9 del 07/01/1983 e s.m.i., ecc.). 7. Il progetto esecutivo dovrà inoltre contenere tra gli elaborati una perizia giurata sullo stato degli immobili e sullo stato dei luoghi a firma di un tecnico abilitato. 8. Qualora ne ravvisi la necessità, con il provvedimento di cui al comma 1 o con altri ordini di servizio tempestivamente trasmessi all appaltatore in tempo utile, il RdP richiede ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto a base di gara senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dell appaltatore, e tali adempimenti devono essere assolti entro il termine di cui al comma 3; tuttavia con il provvedimento sopra richiamato il RdP può concedere motivatamente una proroga del termine di cui al predetto comma 3, strettamente necessaria all esecuzione dei nuovi adempimenti. 9. Al fine di ottemperare alle prescrizioni di ARPAC-Dipartimento Provinciale di Salerno di cui alla Conferenza dei servizi del 08/10/2013, in fase di progettazione esecutiva dovrà essere indicata su opportuno elaborato grafico l esatta ubicazione dei punti di prelievo di campioni di suolo necessari per l accertamento analitico delle aree di sedime a valle delle attività di rimozione. Negli elaborati progettuali per ciascuno degli analiti indagati sarà necessario indicare le relative concentrazioni soglia di riferimento, le metodiche analitiche e le strumentazioni utilizzate ed i limiti di rilevabilità strumentali ai fini delle attività sopracitate, nonché per le attività di intercalibrazione necessarie per la validazione delle analisi da parte dell Ente di Validazione. 10. Al fine di ottemperare alle prescrizioni della Commissione Locale del Paesaggio del 07/03/14 (v. COM221PDALL06), la progettazione esecutiva dovrà approfondire lo studio delle caratteristiche geometriche del nuovo muro di contenimento da realizzare. Art Ritardo nella progettazione esecutiva 1. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 24, comma 1, in caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione esecutiva previsto dal precedente articolo 14, comma 3, primo periodo, per ogni giorno naturale di ritardo è applicata la penale nella misura di cui al comma La penale è determinata nelle misura pari allo 1 (uno per mille) dell importo contrattuale netto. 3. Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino all approvazione da parte di quest ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione, l acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, Pagina 13 di 61
15 nonché all ottenimento della verifica positiva ai sensi dell articolo 112 del Codice dei contratti, e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all appaltatore o ai progettisti dell appaltatore. Art Approvazione della progettazione esecutiva 1. Entro 14 (quattordici) giorni dalla presentazione della progettazione esecutiva da parte dell appaltatore, essa è verificata dalla Stazione appaltante e, ottenuta la verifica favorevole ai sensi dell articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli 45, 49, 52, 53 e 54, del d.p.r. n. 207 del 2010 e s.m.i., è approvata dalla medesima Stazione Appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo posto a base di gara, entro i successivi 7 (sette) giorni. Il provvedimento di approvazione è comunicato tempestivamente all appaltatore a cura del RdP. 2. Qualora nell emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica e di validazione di cui al precedente comma, siano imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi dei successivi commi 4 o Qualora la progettazione esecutiva redatta a cura dell appaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell appaltatore medesimo ai sensi dell articolo 136 del Codice dei contratti. In tal caso nulla è dovuto all appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva. 4. Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva: a) che si discosti dalla progettazione posta a base di gara in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione definitiva posta a base di gara; b) che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico-sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali; c) che sia redatto in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche; d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione; e) nel quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti; f) che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione a base di gara; g) che, per ragioni imputabili ai progettisti che l hanno redatta, non ottenga l acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, oppure non consegua la verifica positiva ai sensi dell articolo 112 del Codice dei contratti. 5. Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai progettisti che l hanno redatta, non ottenga la verifica positiva ai sensi dell articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli da 52 a 59 e 169, comma 9, del d.p.r. n. 207 del 2010 e s.m.i., oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisca attività vincolata o, qualora costituisca attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri sia imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista. Pagina 14 di 61
16 6. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non imputabili all appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall articolo 134 del Codice dei contratti, all appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi: a) le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell articolo 139 del d.p.r. n. 207 del 2010 e s.m.i.; b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione; c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dall articolo 157, comma 1, del d.p.r. n. 207 del 2010 e s.m.i.. Art Consegna e inizio dei lavori 1. L esecuzione dei lavori ha inizio dopo l approvazione formale del progetto esecutivo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta approvazione, previa convocazione dell esecutore. 2. Se nel giorno fissato e comunicato l appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell aggiudicatario. Qualora sia indetta una nuova procedura per l affidamento del completamento dei lavori, l appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 3. E facoltà della Stazione appaltante procedere in via d urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4 del d.p.r. n. 207 del 2010 e dell articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti, qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che l opera appaltata è destinata a soddisfare; il direttore dei lavori provvede in via d urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. 4. Prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1, il RdP accerta l avvenuto adempimento degli obblighi di cui al successivo Capo 8, artt. 47, 50 e 51, e ne comunica l esito al Direttore dei lavori. La redazione del Verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il Verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. L inizio dei lavori è comunque subordinato all approvazione di cui al comma 6 e alla sottoscrizione del verbale di cantierabilità di cui all articolo 106, comma 3, del d.p.r. n. 207 del 2010 e s.m.i.. 5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l urgenza sia limitata all esecuzione di alcune di esse. Pagina 15 di 61
17 6. L inizio dei lavori non può avvenire qualora non sia accertata l avvenuta denuncia delle opere strutturali in cemento armato o l avvenuto rilascio dell autorizzazione di cui all articolo 14, comma 6 del presente Capitolato speciale d appalto. Art Termini per l'ultimazione dei lavori 1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell appalto è fissato in giorni 182 (centottantadue) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di consegna dei lavori. 2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. 3. L appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l approntamento delle opere necessarie all inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio, riferito alla sola parte funzionale delle opere. Art Proroghe 1. Qualora l appaltatore, per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui al precedente articolo 18, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all articolo 18, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività. 3. La richiesta è presentata al Direttore di Lavori il quale la trasmette tempestivamente al RdP, corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al RdP questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei Lavori. 4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RdP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il RdP può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del Direttore dei Lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del RdP. 5. Nei casi di cui al predetto comma 2, i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all articolo 18, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. 6. La mancata determinazione del RdP entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta. 7. Trova altresì applicazione l articolo 159, commi 8, 9 e 10 del d.p.r. n. 207 del 2010 e s.m.i.. Art Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a Pagina 16 di 61
18 regola d arte, la direzione dei lavori d ufficio o su segnalazione dell appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d opera nei casi previsti dall articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all appaltatore. 2. Il Verbale di sospensione deve contenere: a) l indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il Verbale di sospensione è controfirmato dall appaltatore, deve pervenire al RdP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il RdP non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il Verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l appaltatore non intervenga alla firma del Verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell articolo 190 del d.p.r. n. 207 del 2010 e s.m.i. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RdP o sul quale si sia formata l accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RdP. 6. Il Verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RdP, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei Lavori redige il Verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente Verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all accertata durata della sospensione. 8. Il Verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall appaltatore e trasmesso al RdP; esso è efficace dalla data della sua redazione; al Verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all articolo 23 del presente Capitolato Speciale. Art Sospensioni ordinate dal RdP 1. Il RdP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l ordine è trasmesso contemporaneamente all appaltatore e al Direttore dei Lavori ed ha efficacia dalla data di emissione. Pagina 17 di 61
19 2. Lo stesso RdP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all appaltatore e al Direttore dei Lavori. 3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RdP si applicano le disposizioni dell articolo 20, commi 2, 4, 7, 8 e 9, del presente Capitolato Speciale in materia di Verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili. 4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall articolo 18 del presente Capitolato Speciale, o comunque quando superino 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Art Penali in caso di ritardo 1. Ai sensi dell articolo 145, comma 3, del d.p.r. n. 207 del 2010 e s.m.i., nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all uno per mille (euro 1 e centesimi zero ogni mille) dell importo contrattuale. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell articolo 17, comma 2 oppure comma 3 del presente Capitolato Speciale; b) nell inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell articolo 17, comma 4 del presente Capitolato Speciale; c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata qualora l appaltatore, in seguito all andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui al successivo articolo La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RdP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo. 6. L importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l articolo 25 del presente Capitolato Speciale, in materia di risoluzione del contratto. Pagina 18 di 61
20 7. L applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. Art Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 1. Ai sensi dell articolo 43, comma 10, del d.p.r. n. 207 del 2010 e s.m.i., entro i termini per la consegna della progettazione esecutiva di cui all articolo 14, comma 3 del presente Capitolato Speciale, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. 3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto posto a base di gara; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma In caso di consegne frazionate ai sensi dell articolo 17, comma 5 del presente Capitolato speciale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; in tal caso le soglie temporali di cui al comma 4 si computano a partire dalla relativa consegna parziale. Se dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangono le cause di indisponibilità si applica l articolo 158 del d.p.r. n. 207 del Pagina 19 di 61
CONVENZIONE SOGESID S.p.A. - MATTM del 12/09/2011
CONVENZIONE SOGESID S.p.A. - MATTM del 12/09/2011 Accordo di Programma Strategico per le Compensazioni Ambientali nella regione Campania del 18.07.2008 e successivo Atto modificativo dell'08.04.2009 in

References: ART. 53
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 8
 Art. 9
 Art. 69
 Art. 74
 Art. 75
 Art. 76
 Art. 77
 Art. 1
 articolo 53
 articolo 93
 articolo 15
 articolo 1374
 articolo 3
 Art. 2
 Art. 3
 articolo 53
 articolo 43
 art. 184
 articolo 118
 articolo 132
 articolo 27
 articolo 2
 articolo 2
 articolo 2
 Art. 4
 articolo 61
 Art. 5
 articolo 132
 articolo 43
 articolo 184
 articolo 14
 Art. 6
 Art. 7
 articolo 3
 articolo 100
 articolo 131
 articolo 100
 articolo 131
 articolo 89
 articolo 40
 articolo 132
 articolo 119
 Art. 8
 articolo 106
 Art. 9
 articolo 2
 articolo 3
 articolo 4
 articolo 167
 articolo 14
 articolo 50
 articolo 100
 articolo 169
 art. 169
 art. 169
 articolo 5
 articolo 132
 art. 32
 articolo 112
 articolo 24
 articolo 65
 articolo 24
 articolo 14
 articolo 112
 articolo 112
 articolo 136
 articolo 112
 articolo 112
 articolo 134
 articolo 139
 articolo 157
 articolo 153
 articolo 11
 articolo 106
 articolo 14
 articolo 18
 articolo 18
 articolo 18
 articolo 159
 articolo 132
 articolo 190
 articolo 23
 articolo 20
 articolo 18
 articolo 145
 articolo 17
 articolo 17
 articolo 25
 articolo 43
 articolo 14
 articolo 17
 articolo 158