Source: http://docplayer.es/1660450-Fondo-hondureno-de-inversion-social-fhis-informe-iv-trimestre-fhis-2014-mba-mario-rene-pineda-valle.html
Timestamp: 2018-04-25 09:17:18+00:00

Document:
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FHIS INFORME IV TRIMESTRE FHIS 2014 MBA. MARIO RENE PINEDA VALLE - PDF
Download "FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FHIS INFORME IV TRIMESTRE FHIS 2014 MBA. MARIO RENE PINEDA VALLE"
Silvia Alcaraz Acosta
1 FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FHIS INFORME IV TRIMESTRE FHIS 2014 MBA. MARIO RENE PINEDA VALLE Diciembre, 2014
2 Contenido Introducción... 4 Antecedentes... 4 Misión:... 5 Visión:... 5 Valores:... 5 Resumen Ejecutivo... 6 Programas FHIS... 9 Ejecución Presupuestaria CARTERA BANCO MUNDIAL Proyecto Donación de Generación de Empleo Temporal TF Proyecto Municipios más Seguros Proyecto de Infraestructura Rural 4099/HO Crédito Banco Mundial HN CARTERA BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Programa Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático (PIAHCC) Programa de Integración y Convivencia Urbana Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento 1793/SF-HO CARTERA BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA Proyecto de Infraestructura Rural BCIE CARTERA KfW Entwicklungsbank PROGRAMA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SU GESTIÓN LOCAL SE-FHIS KFW VIII (PROMINE) FASE I PROGRAMA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SU GESTIÓN LOCAL SE-FHIS KFW VIII (PROMINE) FASE II PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR) CARTERA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID) PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE INICIATIVA COMUNITARIA (FHIS/CLIP) PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCATIVA (FHIS/EIP) COOPERACIÓN SUIZA EN AMÉRICA CENTRAL
3 Mejora del Acceso a Servicios Sostenibles de Agua Potable y Saneamiento en Áreas Urbanas, Periurbanas y Rurales de Honduras CARTERA PROYECTOS VARIOS DECRETO No
4 Introducción El presente informe es la recopilación de las actividades e inversiones realizadas por el IDECOAS/FHIS durante el Tercer Trimestre del Antecedentes De acuerdo al Artículo 3, Numeral 4, Articulo 13 y 20 del Decreto Ejecutivo Numero PCM se crea el Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, mismo que se encuentra integrado por el Institutito de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS), que fue creado mediante el Decreto Ejecutivo PCM publicado el 30 de Mayo del 2014 y tiene como propósito la integración institucional del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y del Servicio Autónomo Nacional de Acueducto y Alcantarillados (SANAA) y demás afinas al sector, en el Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS). Independiente de su integración estas instituciones continúan cumpliendo los objetivos establecidos en sus leyes constitutivas. A partir de la aprobación del Decreto PCM queda establecida la nueva estructura y funcionamiento del IDECOAS con las entidades que lo integran. El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) es un organismo Desconcentrado de la Presidencia de la República, creado el 22 de febrero de 1990 y extendida su vida legal hasta el año 2022 según decreto No cuya finalidad es la de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales marginados, en el área rural y urbana, mediante el otorgamiento de financiamientos para programas y proyectos de desarrollo social y/o económico, con el propósito de aumentar su 4
6 Resumen Ejecutivo El IDECOAS/FHIS, llega hasta los lugares más recónditos del país, para contribuir a mitigar las necesidades de la población más pobre y vulnerable a través de respuestas rápidas y concretas con proyectos de Agua y Saneamiento, Educación, Electrificación Rural, Productividad, Infraestructura Social e Infraestructura Rural. El presupuesto del FHIS para el 2014 al 31 de diciembre asciende a 1,237 Millones de Lempiras: Fuente Monto Presupuesto (Lps.) % de Participación Presupuesto BID 355,175, % BCIE 42,465, % BM 177,171, % GOH* 244,866, % USAID 90,145, % KfW 328,150, % TOTAL 1,237,974, % * Incluye costo Operativo del FHIS A la fecha el FHIS ha aprobado 3,749 contratos por un monto 1,262.3 de Millones de lempiras. Situación Actual de los Programas: Proyecto Generación de Empleo Temporal, El Proyecto ha realizado el Primer y Segundo pago de la compensación social a través de la plataforma de BAC CREDOMATIC de las ciudades de Danli, El Progreso, Comayagua, Santa Rosa de Copán, Choloma, Comayagua y Puerto Cortes. Actualmente se está realizando el levantamiento de las personas en la ciudad de Villanueva. Proyecto Municipios Más Seguros, Transferencia del 80% del monto total del contrato para 05 Proyectos Descentralizados de El Progreso, 02 Proyectos Descentralizados para Choloma y 20% del monto del contrato para 07 Proyectos Centralizados de la Ciudad de La Ceiba. Proyecto de Infraestructura Rural (BM), Finalizados los expedientes de formulación de 4 sub proyectos de electrificación para las comunidades de Pule y San Isidro en el municipio de San Jose, para la comunidad de Simpinuta en el Municipio de Santa Maria y Lepaguare en el 6
7 municipio de San pedro Tutule, los cuatro en el departamento de La Paz, aprobados por el Comité de Operaciones del FHIS. (Crédito BM 4099). Proyecto de Infraestructura Rural (Crédito Banco Mundial HN), Finalizados diseños de los sub proyectos de agua y saneamiento de Ampliación sistema de agua potable y saneamiento, en revisión los diseños elaborados para 2 sistemas de alcantarillados, en diseño 7 sub proyectos de agua y saneamiento. Programa de Integración y Convivencia Urbana, el proceso del Proyecto de Integración Urbana, 300 jóvenes capacitados, 256 aprobaron para ser certificados por el INFOP en albañilería básica. Anticipo pagado: Proyecto de Integración Urbana Zona 1, Lote 1 (San Juan del norte 1 y 2, Buenas Nuevas) 688 Viviendas, Proyecto de Integración Urbana Zona 1, Lote 2 (Brisas de la Laguna, Las Pavas, Alemania) 725 Viviendas, Proyecto de Integración urbana en Zona 2 (Colonias David Betancourt, Arcieri, Ramón Amaya Amador y Montes de Bendición). Línea Base del Programa, finalizado el proceso de Digitación de Datos. En proceso de revalidación de la información previo al cierre de la base de datos. Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento 1793/SF-HO, se realizaron 2 importantes donaciones de materiales: para la construcción para inicio de la red de alcantarillado sanitario de la colonia El Altiplano, Municipio del Rosario, Departamento de Comayagua, por un monto de L. 82, y también la construcción de tanque de abastecimiento de agua potable en la comunidad de Campamento, Municipio de Santa Rita, Departamento de Copán, por un monto de L. 210, Programa Infraestructura Rural (BCIE), Finalizados el sub proyectos de electrificación rural departamento de Intibucá, Francisco Morazán. Se socializaron posibles alcances del Proyecto alcantarillado sanitario San Andrés Lempira, cabe mencionar es un pueblo indígena de hecho sus títulos de propiedad son colectivos. Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión local SE-FHIS KFW VIII (PROMINE) FASE I, se ejecutó 95.88% de los fondos presupuestados para el 2014 para Fase I, Ejecutado Lps. 227, 867, Se ha logrado comprometer el 97.57% de los fondos aprobados para Fase I fuente externa. Fase I contempla 131 proyectos los cuales han ingresado al 7
8 ciclo de proyectos del FHIS. El % se encuentran en cierre financiero, % en fase de cierre físico (avance físico del 100%) y otro 51.14% se encuentran en plena ejecución. Con estos 131 proyectos que han ingresado al ciclo de proyectos se comprometieron los recursos del componente de Infraestructura y Equipamiento que establece el convenio. Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión local SE-FHIS KFW VIII (PROMINE) FASE II, Se ejecutó el 82.64% de los fondos aprobados para Fase II. Ejecutado Lps. 57, 197, Se han comprometido el 83.89% de los recursos de fuente externa. Se ingresaran al ciclo de proyectos del FHIS 45 proyectos con los cuales se comprometerá todos los recursos del componente de Infraestructura y Equipamiento que establece el convenio, sin embargo este número proyectos (45) podría variar según el monto de los proyectos una vez formulados. De los 40 proyectos aprobados el % se encuentran en plena ejecución y el 67.50% en gestión de orden de inicio. Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR), En las primeras 2 semanas de octubre los municipios seleccionados para participar del programa CONVIVIR firmaron un convenio tripartito junto a la SEDIS/DIJUVE y al IDECOAS/FHIS, convenios que con retraso de 2 meses fueron enviados al KFW quien otorgó la respectiva No Objeción. Programa de Infraestructura de Iniciativa Comunitaria (FHIS/CLIP), Graduación de 53 jóvenes de las colonias Morales I, Morales II y Morales III de San Pedro Sula en oficios de Electricidad y Manejo de Máquinas Industriales, en el marco del componente Incentivo Juvenil el 10 de octubre de Programa de Infraestructura Educativa (FHIS/EIP), en los meses de Octubre a Diciembre se concluyeron 12 proyectos con un avance del 100% ubicados en los departamentos de La Paz, Cortes, Atlántida, Francisco Morazán. Mejora del Acceso a Servicios Sostenibles de Agua Potable y Saneamiento en Áreas Urbanas, Periurbanas y Rurales de Honduras, actualmente se cuenta con 14 proyectos en estado de licitación y contratación. Como también a la espera de la No Objeción de dos Proyectos que son: Sistema de Agua Potable en Llano de la Virgen Intibucá y Alcantarillado Sanitario de la aldea Santa Cruz, El Paraíso. 8
9 DECRETO No , Se encuentran en ejecución 701 proyectos, en fase de adjudicación y contratación se encuentra 22 proyectos y en autorización y aprobación 16 proyecto. Y tenemos 9 proyectos cerrados. Programas FHIS Fuente Nombre de Proyecto Nombre Corto Sector Modalidad de Ejecucion Complemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Sanamiento 1793/SF-HO Agua y Saneamiento Centralizados BID Programa de Integración y Convivencia Urbana 2895/SF-HO Infraestructura Social Centralizados Programa de Pueblos Indigenas y Afrohondureños y Proyectos de Adaptación y Mitigación de Cambio Climatico ATN NV HO-1 Riesgos PEC Proyecto de Infraestructura Rural Credito 4099-HO y HN Agua y Saneamiento, Electrificacion y Caminos Rurales Descentralizados/Centralizados Banco Mundial Proyecto Generación de Empleo Temporal TF Infraestructura Social, Seguridad Ciudadana Centralizados Proyecto Municipios más Seguros 5192-HN Infraestructura Social, Seguridad Ciudadana Descentralizados/Centralizados BCIE Proyecto de Infraestructura Rural BCIE 1736 Agua y Saneamiento, Electrificacion y Caminos Rurales Descentralizados/Centralizados KFW Programa Modernizacion de la Infraestructura Educativa y de su Gestion Local SE-FHIS- KFW VIII KFW VIII Infraestructura Escolar Descentralizados/Centralizados PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR) Infraestuctura Social y Fortalecimiento de las Capacidades de los Jovenes. CONVIVIR Descentralizados Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación PROGRAMA COSUDE FASE VI COSUDE Agua Reparación y Saneamiento de centros educativos (escuelas Centralizados PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCATIVA y jardines de niños) en la primera fase del (FHIS/EIP) Mérida/CARSI programa. Centralizados USAID Fondos Nacionales Proyectos de Seguridad en las comunidade Programa de Infraestructura de Iniciativa Comunitaria (FHIS/CLIP) Construcción Primera Etapa del Complejo Educativo Mérida/CARSI que se puedan construir en menos de un año. Descentralizados Juand Orlando Hernández Gob-Hn Educacion Centralizados DECRETO Gob-Hn Proyectos de Infraestructura Centralizados 9
10 Ejecución Presupuestaria 2014 PROGRAMA PRESUPUESTO 2014 EJECUCION AL 31 DE DICIEMBRE % Gasto Operativo 119,837, ,198, % Proyecto de Infraestructura Rural 4099-BM 40,058, ,856, % Proyecto de Infraestructura Rural 5289-HN 70,067, ,391, % Proyecto de Infraestructura Rural 1736-BCIE 42,465, ,714, % Programa de Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestion Local, KfW VIII (Fase I) 237,660, ,867, % Programa de Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestion Local, KfW VIII (Fase II) 69,200, ,187, % Programa de Infraestructura Educativa (FHIS/EIP) 20,000, ,000, % Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento 1793-BID 202,612, ,518, % Proyecto Generación de Empleo Tempral 24,000, ,756, % Programa de Integración y Convivencia Urbana 136,221, ,190, % Proyecto Municipios mas Seguros 43,046, ,346, % Proyecto Convivencia y Especios Seguros para los Jovenes CONVIVIR 21,289, ,316, % Programa de Infraestructura Pueblos Indigenas de Iniciativa y Afrohondureños Comunitaria y Cambio (FHIS/CLIP) 70,145, ,995, % Climatico 16,341, ,853, % Decreto No ,029, ,574, % TOTAL 1,237,974, ,766, % 10
11 Ejecución Gasto Operativo Cuarto Trimestre del 2014 NOMBRE PRESUPUESTO VIGENTE EJECUCION CREDITO DISPONIBLE Sueldos Básicos 15,645, ,645, Adicionales 960, , Decimotercer Mes 1,119, ,119, Decimocuarto Mes 1,364, ,364, Complementos 1,105, ,105, Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones 1,713, ,713, Contribuciones para Seguro Social 511, , , Telefonía Celular 30, , Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación 100, , , Diferencial Cambiario 13, , , Pasajes Nacionales 94, , , Viáticos Nacionales 255, , Ceremonial y Protocolo 108, , Ayuda Social a Personas 90, , , Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de 240, , , Sueldos Básicos 13,147, ,147, Adicionales 705, , Decimotercer Mes 1,054, ,054, Decimocuarto Mes 1,124, ,124, Complementos 787, , Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones 1,440, ,440, Contribuciones para Seguro Social 1,075, ,070, , Beneficios y Compensaciones 1,608, ,608, Energía Eléctrica 3,240, ,240, Agua 240, , , Telefonía Fija 780, , , Otros Servicios Básicos 8, , Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales 7,234, ,598, , Otros Alquileres 22, , , Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales 180, , , Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte 1,310, , , Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles 30, , , Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación 79, , , Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 170, , , Limpieza, Aseo y Fumigación 144, , Servicios de Contabilidad y Auditoría 172, , , Servicios de Capacitación 144, , Otros Servicios Técnicos Profesionales 2,610, ,606, ,
12 NOMBRE PRESUPUESTO VIGENTE EJECUCION CREDITO DISPONIBLE Servicio de Transporte 26, , , Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones 1,553, ,467, , Primas y Gastos de Seguro 4,848, ,830, , Diferencial Cambiario 41, , , Otros Servicios Comerciales y Financieros 47, , , Viáticos Nacionales 180, , , Tasas 792, , , Ceremonial y Protocolo 20, , , Alimentos y Bebidas para Personas 596, , , Prendas de Vestir 47, , , Papel de Escritorio 329, , Productos de Artes Gráficas 31, , , Productos de Papel y Cartón 35, , Libros, Revistas y Periódicos 28, , , Llantas y Cámaras de Aire 540, , , Productos Químicos 10, , Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios 13, , Tintas, Pinturas y Colorantes 30, , , Gasolina 14, , , Diesel 517, , Aceites y Grasas Lubricantes 160, , , Estructuras Metálicas Acabadas 132, , , Herramientas Menores 5, , Elementos de Ferretería 59, , Piedra, Arcilla y Arena 10, , Elementos de Limpieza y Aseo Personal 94, , , Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 426, , , Utiles y Materiales Eléctricos 137, , Utensilios de Cocina y Comedor 3, , Repuestos y Accesorios 487, , , Sueldos Básicos 1,994, ,994, Adicionales 113, , Decimotercer Mes 166, , Decimocuarto Mes 166, , Complementos 155, , Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones 219, , Contribuciones para Seguro Social 67, , , Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles 36, , Servicios Jurídicos 108, , Viáticos Nacionales 72, , , Servicios de Vigilancia 3, , Papel de Escritorio 3, ,
13 NOMBRE PRESUPUESTO VIGENTE EJECUCION CREDITO DISPONIBLE Libros, Revistas y Periódicos Especies Timbradas y Valores 37, , , Repuestos y Accesorios 30, , , Sueldos Básicos 1,591, ,591, Adicionales 90, , Decimotercer Mes 132, , Decimocuarto Mes 132, , Complementos 132, , Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones 175, , Contribuciones para Seguro Social 60, , Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación 248, , , Mantenimiento de Sistemas Informáticos 189, , , Servicios de Informática y Sistemas Computarizados 906, , , Servicio de Internet 232, , , Sueldos Básicos 1,858, ,858, Adicionales 90, , Decimotercer Mes 154, , Decimocuarto Mes 154, , Complementos 143, , Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones 204, , Contribuciones para Seguro Social 74, , , Viáticos Nacionales 265, , , Diesel 17, , Sueldos Básicos 22,910, ,910, Adicionales 1,427, ,427, Decimotercer Mes 1,909, ,736, , Decimocuarto Mes 1,909, ,909, Complementos 1,438, ,438, Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones 2,517, ,517, Contribuciones para Seguro Social 829, , ,
14 NOMBRE PRESUPUESTO VIGENTE EJECUCION CREDITO DISPONIBLE Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación 16, , Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles 19, , Otros Servicios Comerciales y Financieros 129, , , Viáticos Nacionales 1,717, ,509, , Diesel 179, , Sueldos Básicos 1,977, ,977, Adicionales 173, , Decimotercer Mes 164, , Decimocuarto Mes 164, , Complementos 168, , Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones 217, , Contribuciones para Seguro Social 53, , , Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado 35,000, ,657, ,342, Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público 90,029, ,917, ,111, Total General 244,866, ,772, ,093,
15 Cuadro por Sector 2014 (Aprobados) Mto. Ejecucion Beneficiarios Empleos Sector Contratos Mto. Aprobado Mto. Total Contratado Por Ejecutar Financiera Directos Generados AGUA Y ALCANTARILLADO 87 59,767, ,764, ,227, ,536, , EDUCACION ,867, ,994, ,283, ,710, ,347 2,479 ENERGIA 18 29,715, ,386, ,556, ,829, ,009 0 MUNICIPAL ,079, ,884, ,090, ,794, , OTROS TIPOS DE PROYECTOS ,640, ,292, ,330, ,962, , PRODUCTIVO 2 2,660, SALUD 4 809, Grand Total 813 1,091,539, ,321, ,488, ,833, ,228 4,138 Nota: Son 813 Contratos (Inversión, Capacitación, Consultorías, Pre inversión, Supervisión de Capacitación y Supervisión de Inversión) y 2936 Contratados de Bienes, Compras y Consultorías. Cuadro por Departamento 2014 (Aprobados) Mto. Total Mto. Ejecucion Beneficiarios Empleos Departamento Contratos Mto. Aprobado Por Ejecutar Contratado Financiera Directos Generados ATLANTIDA 13 16,162, ,436, ,508, ,928, , CHOLUTECA 20 25,585, ,703, , ,162, , COLON 2 12,514, ,124, ,168, ,956, COMAYAGUA 13 13,653, ,740, , ,684, , COPAN 46 71,558, ,512, ,523, ,988, , CORTES 12 10,921, ,731, ,582, ,149, , EL PARAISO 7 6,319, , , , FRANCISCO MORAZAN ,633, ,762, ,696, ,065, , INTIBUCA ,398, ,682, ,644, ,037, , LA PAZ ,236, ,065, ,318, ,747, , LEMPIRA 51 65,775, ,875, ,904, ,971, , OCOTEPEQUE 29 26,755, ,154, ,589, ,564, , OLANCHO 8 3,672, , , , , SANTA BARBARA ,262, ,588, ,696, ,891, , VALLE 2 1,018, ,017, , , YORO 16 10,069, ,224, ,907, ,317, , Grand Total 813 1,091,539, ,321, ,488, ,833, ,228 4,138 Nota: Son 813 Contratos (Inversión, Capacitación, Consultorías, Pre inversión, Supervisión de Capacitación y Supervisión de Inversión) y 2936 Contratados de Bienes, Compras y Consultorías. Ejecución por Sector 2014 Sector Total Pagado al Agua y Saneamiento 141,632, Bienes y Consultorias 155,453, Caminos 10,085, Educación 282,990, Energía 27,928, Proyectos Integrales 93,355, Municipal 13,796, Total general 725,240, Nota: No incluye ejecución del gasto operativo. 15
16 CARTERA BANCO MUNDIAL Proyecto Donación de Generación de Empleo Temporal TF i. Objetivo General Mitigar el impacto que ha tenido la crisis económica global sobre la población, especialmente en las áreas urbanas de los municipios más vulnerables y pobres en Honduras, con altos niveles de violencia y desocupación, a través del pago en moneda corriente de una suma determinada, denominada compensación social por la participación de la población objetivo, en la construcción y/o desarrollo de sub proyectos en dichos barrios. ii. Focalización: Población desocupada residente de los barrios más pobres con altos índices de incidencia criminal de los municipios elegibles, dando prioridad a dos grupos: Jóvenes entre 18 y 24 años de edad, desocupados (los cuales se considera como una población con alta probabilidad de presentar situación de riesgo social). Jefes (Hombres o Mujeres) de hogar con hijos menores de edad. iii. Tipología de Proyectos El proyecto consiste en la financiación de una Compensación Social, por la participación en la mano de obra no calificada para la construcción de pequeños sub proyectos de interés comunitario o en la participación regular en actividades de servicios comunitarios. Desarrollo de actividades grupales: Dos (2) horas por semana que estarán orientadas al reforzamiento de la autoestima, trabajo en equipo, acciones de convivencia ciudadana y cohesión social, diálogos de reflexión, comunicación efectiva, resolución de conflictos de manera cooperativa, liderazgo, valores y promoción de una cultura de paz, mi barrio un lugar seguro (metodología CPTED); con el fin de fortalecer la seguridad ciudadana a nivel individual y colectivo. Monto del Convenio: Esta donación corresponde a un monto de US$ 2,545, que será invertidos en una estrategia de generación de empleo temporal, a través de la financiación de la mano de obra de sub proyectos de interés comunitario. 16
17 iv. Avance Financiero Año Planificado Ejecutado Eficiencia ,000, ,179, % ,000, ,756, % Total 23,935, v. Avance Físico por Departamento Mto. Total Mto. Ejecucion Beneficiarios Empleos Departamento Contratos Mto. Aprobado Por Ejecutar Contratado Financiera Directos Generados ATLANTIDA 20 5,840, ,840, ,108, ,732, COMAYAGUA 13 10,061, ,061, ,635, ,426, COPAN 24 4,846, ,846, ,473, ,373, CORTES 34 11,366, ,366, ,463, ,903, ,118 1,118 EL PARAISO 8 4,364, ,364, ,917, ,446, YORO 11 3,402, ,402, ,731, , Grand Total ,881, ,881, ,329, ,552, ,262 3,262 vi. Otras Inversiones Mto. Total Mto. Ejecucion Sector Contratos Mto. Aprobado Por Ejecutar Contratado Financiera BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS ,881, ,881, ,329, ,552, Principales Logros El Proyecto ha realizado el Primer y Segundo pago de la compensación social a través de la plataforma de BAC CREDOMATIC de las ciudades de Danli, El Progreso, Comayagua, Santa Rosa de Copán, Choloma, Comayagua y Puerto Cortes. Actualmente se está realizando el levantamiento de las personas en la ciudad de Villanueva En relación a los procesos de presentación de propuestas de subproyectos por parte de las operadoras, están en ejecución los siguientes subproyectos: 17
18 No Nombre de Proyectos Código Focalización Agencia de Desarrollo Estratégico Local Santa Rosa de Copán (ADELSAR) Beneficiarios Directos Costos PGET, Compensación Gastos Operativos y Materiales Adecuación de Espacios Públicos para una mejor Convivencia Recreación Familiar y Práctica Deportiva en la Colonia Santa Eduviges Mejoramiento de la Infraestructura Vial para la Prevención de Accidentes en la Colonia Santa Eduviges Implementación de Medidas de Prevención Ambiental para una Mejora de la Calidad de Vida de los Habitantes de la Colonia Santa Eduviges Mejoramiento del Entorno Comunitario para una Mejor Convivencia Familiar y la Prevención de Violencia en la Colonia Santa Eduviges Mejoramiento de los Espacios de Recreación Comunitaria de la colonia Santa Eduviges Mejoramiento de la Infraestructura Sanitaria y Mantenimiento de Fuente de Agua y Áreas Verdes Total Santa Rosa de Copán , Santa Rosa de Copán , Santa Rosa de Copán , Santa Rosa de Copán , Santa Rosa de Copán , Santa Rosa de Copán , ,846, Fundación Integral Para el Desarrollo de Honduras (FIPADEH) 1 Mejoramiento Vial de la Colonia 2 de Marzo El Progreso , Mejoramiento del Sistema de Cunetas de la Colonia 02 de Marzo El Progreso 107 1,731, Recuperación de Espacios Públicos y Reforzamiento Territorial del Barrio La Independencia y Las Colonias Valladolid y Fiallos Comayagua 151 2,453, Mejoramiento de Infraestructura Básica de Calles y Cunetas, para el Reforzamiento Territorial de la Colonia Fiallos Mejoramiento de Espacio Deportivo y Recreativo del Barrio El Parnaso y Campo Alegre Comayagua 167 2,702, Siguatepeque 202 3,264, Mejoramiento del Sistema de Cunetas de El Parnaso Centro Siguatepeque 202 3,264, Total ,242, Recuperación de Espacios Públicos de la Circunvalación de la ciudad de Danlí Protección de Corredor de Invierno Manejo de Quebrada y Ornamentación Área Recreativa en la Col. 02 de Marzo Estaciones de Espera de Transporte Público en la Ciudad de El Progreso Fundación ANED Danlí 150 2,454, El Progreso , El Progreso 112 1,809, Empedrado Calle Frente a Centro Comunal La Ceiba 80 1,293, Empedrado Redondel Los Mangos La Ceiba 80 1,292, Empedrado Calle Entrada Col. Jerusalén La Ceiba 80 1,292, Total 553 8,974, Desarrollando Capacidades y Generando Empleo a través de Infraestructura Vial a Jóvenes de la Colonia 11 de Abril GHAPERS Choloma 160 2,585, Desarrollando Capacidades y Generando Empleo a través de Infraestructura Vial a Jóvenes de la Colonia INFOP Choloma 160 2,585, Desarrollando Capacidades y Generando Empleo a través de Infraestructura Vial a Jóvenes de la Colonia CEDEN Total Choloma 160 2,585, ,756, CESAL 1 Señalización Horizontal Casco Histórico de La Ceiba La Ceiba , Recuperación Ambiental de La Ceiba La Ceiba 115 1,857, Recreovias por la Paz La Ceiba , Total 235 3,796, Rotulación y Señalización de 8 Pasajes en barrio la Roca y Kilometro 5 Comisión de Acción Social Menonita (CASM) Puerto Cortes 65 1,049, Murales Diversos Temas de Interés Comunitario Puerto Cortes , Área Verdes Habilitadas con su Equipamiento Básico Puerto Cortes 62 1,003, Campaña de Saneamiento Básico e Instalación de 11 Basureros Puerto Cortes , Construyendo Juntos un Ambiente Armónico para Barrio Km 5 y La Roca Total Puerto Cortes 165 2,665, ,531,
19 Proyecto Municipios más Seguros i. Objetivo Los objetivos de desarrollo del Proyecto son apoyar a Honduras para (i) mejorar las capacidades del gobierno central y de los gobiernos locales en la prevención de la violencia; (ii) abordar factores de riesgo de crimen y violencia en las Municipalidades Seleccionadas; y (iii) mejorar su capacidad de responder de manera rápida y efectiva ante una emergencia elegible. ii. Focalización: El Proyecto se centrará inicialmente en tres municipios de la región Norte: La Ceiba, Choloma y El Progreso. Esto refleja la selección realizada por el Programa Municipios más Seguros que prioriza acciones en zonas con alta concentración de delincuencia y violencia. Para este Proyecto, los municipios fueron seleccionados por la clasificación en orden decreciente, tomando aquellos con poblaciones urbanas menores a habitantes y con una tasa de homicidios mayor a 90 homicidios por cada habitantes, lo cual es aproximadamente el promedio nacional. iii. Tipología de Proyectos Componente 1 - Fortalecimiento Institucional para la Prevención de Violencia a Nivel Nacional: Subcomponente 1.1 Fortalecimiento de las capacidades de la Secretaría de Seguridad para orientar, coordinar y supervisar actividades de prevención de la violencia a nivel municipal; Subcomponente 1.2. Fortalecimiento de las capacidades de la Secretaría de Seguridad y de las Municipalidades Seleccionadas para recolectar y procesar datos sobre violencia para la formulación de políticas basadas en la evidencia. Componente 2 Prevención Integrada de Crimen y Violencia a nivel Municipal y Comunitario Intervenciones de prevención social dirigidos a las poblaciones en riesgo, incluyendo aquellas: Orientadas a la familia (por ejemplo, capacitación para padres, programas de desarrollo para niños víctimas de maltrato en edad preescolar (0-5 años) y proveerán capacitación para estilos de crianza, disciplina y comunicación padre-niño, habilidades para manejo sin violencia de situaciones familiares, supervisión de padres de familia y actividades de desarrollo para preparación de la escuela y mejoramiento de capacidades cognoscitivas); Basadas en género (por ejemplo, consejerías y remisiones de mujeres víctimas de violencia interpersonal, doméstica y/o sexual, educación sobre salud reproductiva y salud sexual, 19
20 masculinidad y el rol de los géneros, y fortalecimiento de redes locales de prevención de violencia de género); Basadas en la prevención de violencia escolar (por ejemplo, programas para después de clase que involucren deportes, música y arte, además de habilidades para la vida, y promoción de conductas pro-positivas; la promoción de habilidades para la resolución de conflictos y promoción de relaciones positivas entre estudiantes; intervenciones para estudiantes con problemas de aprendizaje o conducta; prevención y reducción del bullying y desarrollo de espacios escolares) Orientadas a los jóvenes (por ejemplo, Sub proyectos de mentoría (contacto sostenido con un adulto para proveer aprendizaje, acompañamiento y establecimiento de roles positivos a seguir) para jóvenes en situación de riesgo; servicios integrados para jóvenes de (15-34 años) que cubran desarrollo de capacidades para obtención de trabajos incluyendo una mezcla de habilidades para la vida (auto-control, manejo de ira, mejora a la auto-estima y toma de decisiones así como pasantías laborables. También se prevé educación técnica vocacional, mediación en el mercado laboral y programas de rehabilitación de drogas. Intervenciones de prevención situacional incluyendo: La construcción de infraestructura comunitaria en pequeña escala que reduce las oportunidades de cometer delitos o crea espacios seguros comunitarios (parques, jardines comunitarios, parques infantiles, alumbrado público y pavimentación de algunas calles); La construcción y/o rehabilitación de espacios que podrían servir como centro para la entrega de los servicios sociales para acciones de prevención de violencia. Acceso a servicios básicos incluyendo: Intervenciones de mejoramiento urbano tales como conexiones de agua y saneamiento, alumbrado público, calles de acceso y obras de mitigación de riesgos. Resolución alternativa de conflictos para ampliar los sistemas municipales de resolución de conflictos, incluyendo: La formación de mediadores municipales; Fortalecimiento de sistemas de registro de casos; Expansión de redes de mediadores voluntarios. Componente 3 - Administración del Proyecto y Monitoreo y Evaluación Subcomponente 3.1. Apoyo a la Administración del Proyecto; Subcomponente 3.2. Monitoreo y 20
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FHIS INFORME II TRIMESTRE FHIS 2014 MBA. MARIO RENE PINEDA VALLE Junio, 2014 Contenido Introducción... 4 Antecedentes... 4 Misión:... 5 Visión:... 5 Valores:... 5 Resumen
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FHIS EJECUCION FHIS 2010. Nasry Asfura
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FHIS EJECUCION FHIS 2010 Nasry Asfura Diciembre 2010 Contenido INTRODUCCION... 4 ANTECEDENTES... 4 Misión Estratégica:... 5 Visión Estratégica:...
PROGRAMA CONJUNTO GOBERNANZA ECONOMICA AGUA Y SANEAMIENTO EN HONDURAS
PROGRAMA CONJUNTO GOBERNANZA ECONOMICA AGUA Y SANEAMIENTO EN HONDURAS Transferencia de Tecnologías Ambientalmente Amigables (TEST) en tres empresas de la cuenca del Río Blanco, un enfoque integrado para
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FHIS EJECUCION FHIS 2009. Abogado Carlos Banegas Lazo
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FHIS EJECUCION FHIS 2009 Abogado Carlos Banegas Lazo Diciembre 2009 I n f o r m e A n u a l F H I S - 2 0 0 9 Página 1 Contenido Contenido...
PROGRAMA DE ASIGNACIÓN FAMILIAR (PRAF) Al Cuarto Trimestre, 2010
PROGRAMA DE ASIGNACIÓN FAMILIAR (PRAF) Al Cuarto Trimestre, 2010 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Diciembre, 2010 SECRETARIA DE FINANZAS III. ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA 3.1 Inversión
Fomentar la agricultura urbana y periurbana con el programa nacional de producción de alimentos Patio Saludable.
POLÍTICA INSTITUCIONAL Contribuir al logro de la seguridad y soberanía alimentaria a través del fomento de la agricultura familiar y de la pequeña producción rural del país. Fomentar la agricultura urbana
INFORME ANUAL CORRESPONDIENTE AÑO 2012. Construcción, Manejo, Conservación y Mejoramiento de las Instalaciones Deportivas a Nivel Nacional.
INFORME ANUAL CORRESPONDIENTE AÑO 2012 INTRODUCCIÓN La comisión Nacional Pro Instalaciones Deportivas y mejoramiento del Deporte, conocida por las siglas CONAPID, es una institución descentralizada, creada
PROYECTO MEJORAMIENTO DE POSTAS POLICIALES A NIVEL NACIONAL DE HONDURAS
DOCUMENTO DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS DISTINTOS DE CONSULTORIA DE PERSONAS NATURALES PARA LA CONTRATACION DE ESPECIALISTAS AMBIENTALES PARA GESTIONAR LA CONSTANCIA DE NO NECESITAR PERMISOS AMBIENTALES
Términos de referencia Benchmark de mejores prácticas, Sistematización de la metodología y Protocolo de Alianzas de Wakami Villages ATN/ME-13848-GU
Términos de referencia Benchmark de mejores prácticas, Sistematización de la metodología y Protocolo de Alianzas de Wakami Villages ATN/ME-13848-GU CONTEXTO El proyecto El proyecto Empresa Wakami: creando

References: Artículo 3
in Fine
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución