Source: http://www.elauditor.info/articulo/477
Timestamp: 2016-09-29 15:14:34+00:00

Document:
Martes	27 de
Demoras y paralización en las obras contra inundaciones de la cuenca La Picasa
Para que el sistema hídrico de la cuenca funcione como debe requiere que todas sus reformas y construcciones se encuentren terminadas. Aún sigue en marcha la creación de una estación de bombeo y continúa suspendido un trabajo de regulación de aguas. Así lo expresó un informe de la Auditoría General de la Nación en el marco del Plan Federal de Control de Inundaciones.
La obra La Picasa Módulo II demoró 1027 días en ser adjudicada a la provincia en la que se encuentra
La AGN dijo que el proceso de redeterminación de precios llegó a tardar entre 2 y 5 años. Viernes	16 de
Noviembre	de 2012	Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) señaló que el sistema hídrico La Picasa tiene trabajos paralizados y otros en ejecución aunque esto imposibilita su correcto funcionamiento. El organismo de control indicó, además, que en algunos casos, el proceso de entrega de las obras terminadas a sus respectivas provincias demoró más de tres años.
Se trata del sistema de obras que permite evacuar el agua excedente de la laguna ubicada en territorio de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires hacia el río Salado. Según el informe “ambos sistemas están interconectados, son interdependientes y para funcionar adecuadamente requieren que todas sus obras estén terminadas”.
Por eso, aunque “de las 10 obras previstas, 8 estaban finalizadas al cierre de la auditoría (agosto de 2010)”, las otras, “una en construcción y otra paralizada”, afectaban la actividad del sistema. Cabe señalar que el informe de la AGN aprobado este año, es un trabajo de seguimiento sobre los puntos cuestionados en 2007 en el marco del Plan Federal de Control de Inundaciones.
La obra que se encontraba en ejecución, La Picasa Módulo III, disponía originalmente de “un plazo de 2000 días y un monto presupuestado de $32.649.758,08”, pero “debido a inconvenientes para lograr la liberación del área donde debía ejecutarse la estación de bombeo”, al momento de la auditoría se había concretado un 55,8 % de la obra, “había transcurrido 2371 días” y “el valor desembolsado fue -superior al monto original- de $35.932.658,60”. El informe aseguró que era “responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires” entregar la zona liberada y en condiciones.
En cuanto a la obra paralizada, se trata de la Regulación de la Laguna La Salada iniciada en junio de 2004 que debía estar lista en “540 días” y con un presupuesto de $14.726.758,61. No obstante, hasta abril del año pasado se habían desembolsado $2.359.742,01” y sólo se había avanzado un “11,85%” del trabajo.
La Auditoría Nacional también detectó que hubo obras finalizadas que “demandaron prórrogas de tiempo y aumentos en los precios originales”. Las causas: “Dificultades para obtener los permisos de paso como de la traza liberada” y “el proceso administrativo de redeterminación de precios”.
En cuanto al último punto, el informe asegura que “el tiempo transcurrido desde el pedido formal de la empresa constructora hasta la resolución aprobatoria, es de dos a cinco años”. De hecho una de esas obras, la de Las Horquetas Tramo III, que debía demorar 365 días tardó 2182 y su variación de precio fue solo de $13.143.061,00 a $15.878.663,90.
El informe señaló que hubo obras que hasta junio del año pasado estaban sin tener la resolución aprobatoria que determinara la cesión del trabajo a la provincia correspondiente.
Según el Pliego de Bases y Condiciones, “al finalizar, la obra debe ser recibida provisionalmente por la inspección de obra mediante el Acta de Recepción Provisoria (ARP)”, donde “se consigna la fecha de finalización de los trabajos y las deficiencias que el contratista debe corregir”. El acta debe aprobarse por Resolución Ministerial y después de180 días debe emitirse el “Acta de Recepción Definitiva” (ARD), que también requiere resolución ministerial. Una vez firmada el ARD, la Subsecretaría de Recursos Hídricos finalmente cede la obra a la provincia correspondiente.
Se puede observar que hubo cinco trabajos con acta provisoria pero sin resolución ministerial y que la que más tiempo consumió fue la de La Picasa Modulo II con 1242 días. Asimismo detectaron cuatro obras sin acta definitiva ni resolución, entre ellas la de Las Horquetas Tramo I con 1450 sin ARD.
La AGN aseguró que “ninguna de las obras anteriores tenía resolución ministerial aprobatoria del acta de recepción definitiva”, es decir, ninguna había sido cedida a su provincia. Finalmente agregó que “tampoco tenían resolución -último paso del proceso- aquellas otras que sí contaban con acta de recepción definitiva firmada”. Aquí los casos:
Trenes bonaerenses: no se sabe el paradero del 37% de los coches y otro tanto está en estado irrecuperable	La principal causa de descarrilamientos en los trenes bonaerenses es el mal estado de las vías	Menos de media hora para controlar la seguridad de las dependencias porteñas	La comisión que investiga el uso de agroquímicos desconoce cuáles se usan y la población expuesta	En Europa no pueden controlar el impacto del turismo en los parques nacionales Por el uso de agroquímicos se creó un área para prevenir enfermedades pero funcionó dos años La Secretaría de Energía pesificó fondos, no los usó y generó una pérdida de U$S 1,8 millones	El Teatro Colón se “aparta expresamente” del régimen que regula compras y contrataciones	Dr. Rafael Villagrán, el hospital salteño que está “en terapia intensiva”	Córdoba: para cobrar por adelantado, un ente falseó informes sobre el avance de obras públicas	BUSCAR OTRA NOTICIA
(El email no será publicado)	Verifique que es humano.Resuelva esta operación: nueve + 5Captcha HashCaptcha TimeHomepage = (Escriba el resultado usando números)	Sea el primero en comentar
Concertación en orsai	Lo decimos de una vez, la inseguridad no se erradica con aumento de penas, la corrupción no se combate con que devuelvan la plata, los partidos no se fortalecen en la conformación de alianzas pegadas con agua. NOTICIAS DEL CONTROL
“Tenemos que sentirnos igualmente representados”	Defensores del Pueblo piden investigar a Visa y Mastercard	Se presenta la charla “Compromisos de Gobierno y Agenda de Transparencia e Innovación Institucional"	RADIO Y VIDEO
¿Cómo se mejora la gestión pública?	Con más tecnología	Con más capacitación	Con consenso político	Con mejores normas	Con mejores salarios	Resultados anteriores
auditorinfo@elauditor.info | www.elauditor.infoEl Auditor - Copyright 2016 © - Todos los derechos reservados
Contador de visitas: 5654475

References: resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución