Source: http://www.slideserve.com/armen/nachtragsmanagement-f-r-architekten-juristische-planungsbegleitung-struktur-aufgaben-werkzeuge
Timestamp: 2017-01-23 18:58:51+00:00

Document:
PPT - Nachtragsmanagement für Architekten Juristische Planungsbegleitung Struktur, Aufgaben, Werkzeuge PowerPoint Presentation - ID:4271000
Nachtragsmanagement für Architekten Juristische Planungsbegleitung Struktur, Aufgaben, Werkzeuge PowerPoint PPT Presentation
Nachtragsmanagement für Architekten Juristische Planungsbegleitung Struktur, Aufgaben, Werkzeuge. Rechtsanwalt Dr . Gerald Süchting , Berlin Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. www.suechtingpartner.com. Ziel d er gemeinsamen Bemühung :. Copyright Complaint
Nachtragsmanagement für Architekten Juristische Planungsbegleitung Struktur, Aufgaben, Werkzeuge An Image/Link below is provided (as is) to download presentation
Nachtragsmanagementfür ArchitektenJuristische PlanungsbegleitungStruktur, Aufgaben, Werkzeuge Rechtsanwalt Dr. Gerald Süchting, Berlin Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht www.suechtingpartner.com Ziel der gemeinsamen Bemühung: -Anregung zur honorarorientierten Vertragsanalyse; -Anregung zur honorarorientierten Analyse des Planungsverlaufs; -Sensibilisierung für honorarrelevante Sachverhalte; -Hinweise auf Kommunikations-notwendigkeiten; -Hinweise auf Dokumentations-notwendigkeiten; -Doppelrolle als Generalplaner und als (Haupt-) Auftragnehmer; -Erkennen der eigenen Grenzen; -Tauschgerechtigkeit. Was heute nicht erreicht wird: Die Implementation der konkreten Arbeitsabläufe „Nachtragsmanagement“ als Standards und Routinen in der Wertschöpfungskette des Architekturbüros von der Vertragsanbahnung bis zur Abrechnung eines Planungsvorhabens. Übersicht: IAusgangspunkt: Der Architektenvertrag; § 7.1 HOAI IIUnterschreitung des Mindestsatzes, § 7.3 HOAI IIIAnpassung des Vertragshonorars, § 7.5 HOAI IVLeistungen, § 3.2 HOAI, und leistungsändernde Anordnungen IV.1Grundsatz: Leistungsbildkonforme Vergütung IV.2Änderung des Leistungsziels IV.3Änderung des Leistungsumfangs IV.4Andere Anordnungen des Auftraggebers Übersicht: VBesondere Leistungen VIZusätzliche Leistungen VIIBauzeitverlängerung VIIIVerzug des Auftraggebers IXMehrere Vorentwurfs- oder Entwurfsplanungen, § 10 HOAI XProjektleitung und Nachtrags-management (bestpractice) I Ausgangspunkt: Der Architektenvertrag; § 7.1 HOAI „Das Honorar richtet sich nach der schriftlichen Vereinbarung, die die Vertragsparteien bei Auftragserteilung im Rahmen der durch diese Verordnung festgesetzten Mindest- und Höchstsätze treffen.“ Teilweise wird in Architektverträgendas Honorar pauschaliert, teilweise wird die Vergütung für die Planungsleistung nach den Tabellenhonoraren der HOAI ermittelt. Es ist ferner zu unterscheiden zwischen Verträgen, auf welche die HOAI anzuwenden ist, und „HOAI-freien“ Verträgen. Das Pauschalhonorar wird regelmäßig aufgeteilt auf Leistungsstufen (= mehrere Leistungsphasen werden zusammengefasst) oder auf einzelne Leistungsphasen. Vertragsanalyse: Welches sind die vom vertraglich vereinbarten Pauschalhonorar umfassten und damit abgegoltenen vertraglichen Planerleistungen? Grundsatz: Alle anderen Leistungen, die nicht vertraglich abgegolten sind, sind zusätzlich zu vergüten. II Unterschreitung des Mindestsatzes, § 7.3 HOAI Die in der HOAI gesetzlich festgelegten Mindestsätze können nur durch schriftliche Vereinbarung bei Auftragserteilung und nur in Ausnahmefällen unterschritten werden, § 7.3 HOAI; liegen diese Voraussetzungen nicht vor, ist die den Mindestsatz unterschreitende Honorarvereinbarung unwirksam; es kann sodann der Mindestsatz errechnet und eine Vergütung in dieser Höhe verlangt und durchgesetzt werden. Typischer Fall: Es wurde eine "knappe" Honorarvereinbarung getroffen. Es sollen zusätzlich zu den Leistungen auch besondere Leistungen erbracht werden, welche vom Pauschalhonorar mit abgegolten sind. Im Planungs- und Bauverlauf erhöhen sich die anrechenbaren Kosten beträchtlich. Die vertragliche Pauschalvergütung, welche möglicherweise zu Anfang des Planungsvorhabens wirksam vereinbart war, wird damit unwirksam. III Anpassung des Vertragshonorars, § 7.5 HOAI „Ändert sich der beauftragte Leistungsumfang auf Veranlassung des Auftraggebers während der Laufzeit des Vertrages mit der Folge von Änderungen der anrechenbaren Kosten, Werten oder Verrechnungseinheiten, ist die dem Honorar zu Grunde liegende Vereinbarung durch schriftliche Vereinbarung anzupassen.", § 7.5 HOAI Voraussetzung 1: Honorarvereinbarung (kein Tabellenhonorar !); Voraussetzung 2: HOAI mußgs. anwendbar sein; Voraussetzung 3: nicht nur bagatellarische Veränderung der anrechenbaren Kosten auf Veranlassung des AG (> 2 %) durch Veränderung des Leistungsumfangs; Vergleichsmaßstab: Die Kostenprognose zu Anfang der Planung , falls es diese nicht gibt: die fertig gestellte Entwurfsplanung. Gut:Keine Mindestsatzunterschreitung erforderlich. Proportionale Fortschreibung des Honorars. Schlecht: Honorar kann auch reduziert werden. IVLeistungen, § 3.2 HOAI, und Leistungs-änderungsanordnungen IV.1Grundsatz: Leistungsbildkonforme Vergütung „Leistungen, die zur ordnungsgemäßen Erfüllung eines Auftrags im allgemeinen erforderlich sind, sind in Leistungsbildern erfasst. Andere Leistungen, die durch eine Änderung des Leistungsziels, des Leistungsumfangs, einer Änderung des Leistungsablaufs oder anderer Anordnungen des Auftraggebers erforderlich werden, sind von den Leistungsbildern nicht erfasst und gesondert frei zu vereinbaren und zu vergüten.", § 3.2 HOAI – das heißt: Mit der vertraglichen Vergütung wird nur die für den Planungserfolg notwendige Leistung abgegolten. Mehrleistungen, welche der AG anordnet und welche nicht erfolgsnotwendig sind, verursachen ein zusätzliches Honorar. Denkbare Anordnungen des AG: IV.2Änderung des Leistungsziels IV.3Änderung des Leistungsumfangs IV.4Andere Anordnungen des Auftraggebers Der zusätzliche Vergütungsanspruch entsteht auch ohne die freie Honorar-vereinbarung. Geschuldet ist eine „übliche“ oder vertraglich zu ermittelnde (z.B. zeitaufwandsbezogene) Vergütung. V Besondere Leistungen Die Honorare für besondere Leistungen können frei vereinbart werden, § 3.3 HOAI. Sind die besonderen Leistungen von der Vergütungsvereinbarung nicht erfasst, werden diese stets zusätzlich vergütet. Vorsicht: mglw. Hinweispflicht des Architekten zur Vermeidung widersprüchlichen Verhaltens! Mglw. Schriftformerfordernis, falls wirksam vertraglich vereinbart ! Eine zusätzliche vertragliche Vereinbarung ist nicht erforderlich, es sei denn, diese ist wirksam vertraglich vereinbart. Fehlt eine Honorarvereinbarung, steht dem Architekten die übliche Vergütung zu. (Den Katalog "besondere Leistungen“, Anlage 2, Ziff. 2.6.1 bis 2.6.10 zur HOAI, finden Sie in der Anlage zu dieser Präsentation) VI Zusätzliche LeistungenDer Begriff der "zusätzlichen Leistungen" hat mit der Novellierung der HOAI 2009 aus rechtlicher Sicht keine eigenständige vergütungsrelevante Bedeutung mehr. Der Katalog der "besonderen Leistungen“ in der Anlage 2 zur HOAI ist nicht abschließend und umfasst alle Leistungen, welche nicht von der vertraglich vereinbarten Vergütung abgegolten sind. VIIBauzeitverlängerung Keine gesetzliche Regelung ! VII.1Vertragliche Vereinbarung ? Falls ja: -nur zur Bauzeit -oder auch zur Honoraranpassung ? Fehlt eine vertragliche Vereinbarung, dann gibt es gs. kein Zusatzhonorar. Aber: VII.2Die „20 % Regel“ (nur bei Honorarvereinbarung) Die Lehre vom Wegfall der Geschäftsgrundlage VII.3Ersatz des Mehraufwands oder lineare Fortschreibung des Honorars ? VIIIVerzug des Auftraggebers, §§ 642; 643 BGB relevant z.B. bei allgem. Planungszeitverlängerung Voraussetzung 1: Mitwirkungsverpflichtung des AG Voraussetzung 2: Fälligkeit der Mitwirkungshandlung Voraussetzung 3: Mahnung Voraussetzung 4: Verschulden Folge: Schadensersatz (schwierig zu ermitteln) IXMehrere Vorentwurfs- oder Entwurfs-planungen, § 10 HOAI „Werden auf Veranlassung des Auftraggebers mehrere Vor- oder Entwurfsplanungen für dasselbe Objekt nach grundsätzlich verschiedenen Anforderungen gefertigt, so sind für die vollständige Vorentwurfs- oder Entwurfsplanung die vollen Prozentsätze dieser Leistung nach § 3 Abs. 4 vertraglich zu vereinbaren.Bei der Berechnung des Honorars für jede weitere Vorentwurfs- oder Entwurfsplanung sind die anteiligen Prozentsätze der entsprechenden Leistungen vertraglich zu vereinbaren.“ XProjektleitung und Nachtragsmanagement (bestpractice)(wikipedia) Wenn ein Unternehmen nach einer bestpractice vorgeht, setzt es (…) bewährte und kostengünstige Verfahren (…) und Geschäftsprozesse ein, die es zumindest auf wesentlichen Arbeitsfeldern bekannten Musterbetrieben folgen und selbst zum Musterbetrieb für Dritte werden läßt.bestpractice bedeutet, dass ein bestimmtes Vorgehen allgemein als die sinnvollste Alternative anerkannt ist (…). Eine bestpractice ist lediglich eine unverbindliche Empfehlung, wie in einem bestimmten Fall vorzugehen ist. Sie ist somit flexibler als ein Standard: Bei geänderten Anforderungen oder Bedingungen kann mitunter eine andere Vorgehensweise erfolgversprechender sein. Ändern sich die Anforderungen permanent, so sollte die Bewertung revidiert werden.Überprüfung der ArbeitsabläufeNachtragspotential bei Bestandsprojekten Nachtragsplanung für die Zukunft Related Presentations
adp architekten - «alles ist architektur.» hans hollein ,...shalin Weitere Aufgaben zur Strukturanalytik - Problem z02. aus dem...jered Juristische Fakultät - Programm. juristische fakultät. 3. woche...arthur-england Datum : - Fachtheorie. blatt :. werkzeuge cnc drehen....brody-wyatt Gemeinderatssitzung 22.02.2010 - 1. gemeinderatssitzung...bing Aufgaben - Termine/besprechungen. ereignisse. Übertragene...tate-carver STRUKTUR - Kunjungi :: aasliyaniunm10.wordpress.com. struktur....powa Aufgaben für einen kompetenzorientierten Mathematikunterrichtjin Software Reengineering Werkzeuge und Prozesse - Andreas winter....karif juristische Arbeitsmethoden - Juristische arbeitsmethoden....bruno juristische Arbeitsmethoden - Juristische arbeitsmethoden....kory STRUKTUR DATA - Mata kuliah : struktur data sks	: 2 sks...mason-kent STRUKTUR KENDALI PERCABANGAN - Pertemuan 2. struktur kendali...tarmon Struktur - Sugeng supriyadi, m.kom. structure. struktur adalah...march Struktur Percabangan - Dasar-dasar komputer fkip prodi matematika...kylene Die Grindelhochhäuser - Neues wohnen in zerstörter stadt. die...nura View More Presentations

References: § 7
 § 7
 § 7
 § 3
 § 10
 § 7
 § 7
 § 7
 § 7
 § 7
 § 3
 § 3
 § 3
 § 10
 § 3