Source: http://docplayer.es/859750-Electro-generadora-del-austro-s-a.html
Timestamp: 2016-10-24 07:07:44+00:00

Document:
⭐ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO S.A
Download "ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO S.A"
Margarita Espinoza Murillo
1 ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO S.A Captación Mini Central Gualaceo 0,97 MW INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN ENERO-SEPTIEMBRE AÑO 2014 NOVIEMBRE 20142 Informe ejecutivo de Gestión de ELECAUSTRO, enero septiembre 2014 INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN DE ELECAUSTRO S.A. PERÍODO ENERO - SEPTIEMBRE DE 2014 INTRODUCCIÓN En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 23, literal n), del Estatuto Social de la Compañía, me permito someter a consideración de los señores Miembros del Directorio, este informe que resume las principales actividades y logros obtenidos por la EMPRESA ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A., durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre del año Espero, que el presente informe permita a ustedes tener un conocimiento global de la evolución de la Compañía en este período; en este contexto, el informe se ha estructurado con un informe ejecutivo y los siguientes capítulos: I. Organismos Superiores de la Compañía II. Situación Económico-Financiera III. Aspectos Técnicos de la Producción Energética IV. Principales Acciones realizadas por la Administración I. ORGANISMOS SUPERIORES DE LA COMPAÑÍA El capital suscrito de la compañía al 30 de septiembre/14 es de US $ , el que se mantiene igual al suscrito al 31 de diciembre/13 (página 1). II. SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA INGRESOS Ingresos Totales: US $ ,07, considerando ingresos de actividades ordinarias (Facturación) y otros ingresos, siendo menores en el 9,94% respecto del mismo período del año 2013 (página 4). Ingresos de Actividades ordinarias: Los ingresos de actividades ordinarias (Facturación por venta de energía) con el 99,74% sumaron US $ ,97 y disminuyeron en el 8,77% con respecto a enero septiembre de 2013 (página 4 y 5). Otros Ingresos: Estos sumaron US $ ,10 y disminuyeron en el 84,67% respecto del año 2013 (página 5). COSTOS Costos Totales: En el período enero-septiembre del año 2014, la Empresa registró por concepto de Costos Totales la suma de US $ ,18 los que disminuyeron en el 2,07% respecto de enero - septiembre/13 (páginas 5 y 6). Los costos totales se encuentran divididos en: i3 Informe ejecutivo de Gestión de ELECAUSTRO, enero septiembre 2014 Costos de Operación: Sumaron US $ US $ ,55 que representan el 80,13% del total; de éstos, US $ ,14, con el 55,98% corresponde a la operación y mantenimiento; US $ ,99 con el 23,86%, a depreciación de propiedad planta y equipo; US $ ,42, con el 0,29%, a costos por baja de propiedad planta y equipo (página 6). Otros Costos: Los gastos ajenos a la operación del periodo enero-septiembre de 2014 fueron US $ ,63 con el 19,87% y disminuyeron en el 0,17%, (páginas 6). PRECIO MEDIO DE VENTA Y COSTO MEDIO DEL kw.h El precio medio por la venta de energía, para el periodo enero-septiembre del año 2014, fue de 54,12 US$ /MW.h; si éste se compara con el costo de producción de energía que es de 39,74 US$/MW.h, se obtiene una utilidad operacional de 14,38 US$/MW.h, antes de considerar otros ingresos y costos (páginas 8). El costo medio de producción de energía y el precio medio de venta de la energía, antes de considerar otros ingresos y costos, se incrementó en el 0,69% y disminuyó en el 5,76% respectivamente, debido a la disminución de los costos de producción de energía en el 2,53% y a la disminución de los ingresos por venta de energía en el 8,77% (páginas 8 y 9). RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO Comparando los ingresos con los gastos del período enero-septiembre del año 2014, se obtiene un resultado contable positivo de US $ ,89 (página 9). BALANCE CONDENSADO Según los Balances Condensados de la Compañía a diciembre de 2013 y a septiembre de 2014, se establecen las siguientes variaciones en la posición financiera de la Empresa: el Activo Total se incrementa el 4,24%; Activo Corriente aumenta en el 22,31%, Activo no Corriente se incrementa el 0,67%; el Pasivo Total se incrementa en el 23,26%, como consecuencia del incremento del pasivo a corto plazo en el 66,57% y del pasivo a largo plazo en el 4,48%. El Patrimonio tiene variación del 0,56% con respecto a diciembre de 2013 (página 10). RECAUDACIÓN El indicador de eficiencia de recaudación total (ER) para el período enero-septiembre del 2014 el indicador ER es igual a 101,45%, debiéndose aclarar que los valores recaudados incluye montos correspondientes a la facturación de períodos anteriores, pero que han sido cancelados en el período de análisis (página 12 y 13). Por otro lado, acumulando la facturación desde julio de 2008 hasta agosto de 2014 y la recaudación desde agosto de 2008 hasta septiembre de 2014, la Eficiencia de Recaudación Acumulada (ERA) hasta septiembre de 2014 es igual a 84,51% (página 12 y 13). ii4 Informe ejecutivo de Gestión de ELECAUSTRO, enero septiembre 2014 III. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA Energía bruta total: Medida en barras de generación, durante el periodo enero-septiembre del año 2014 alcanzó la cifra de kw.h, lo que significa una disminución del 3,22% respecto al año anterior ( kw.h) (Página 14); está dividida de la siguiente manera: Producción de energía bruta de las centrales hidráulicas: es kw.h con una disminución del 8,44% en la producción de Saucay, 1,74% en la de Saymirín y en la central Ocaña del 5,69% (página 14). Producción de energía bruta térmica El Descanso: es kw.h y se incrementó en el 0,53% respecto del mismo período de análisis del año 2013 (página 14). Energía neta total: Es kw.h, de los cuales kw.h corresponde a la producción hidráulica y kw.h a la central El Descanso (página 16). Parámetros hidrológicos: El comportamiento de los principales parámetros hidrológicos en el Complejo Hidroeléctrico Machángara se indica a continuación (página 18): Pluviosidad: es 2.348,50 mm (suma de las cuencas de El Labrado y Chanlud), con un incremento del 9,95% respecto del período enero-septiembre del año 2013 (2.136,00 mm). Volumen ingresado: es ,52 m 3 (suma de las cuencas de El Labrado y Chanlud) disminuyó en el 24,96% con respecto al mismo período del año 2013 ( ,80 m 3 ). Caudal promedio: es 5,31 m 3 /s (suma de las cuencas de El Labrado y Chanlud) y aumenta en el 25,15% respecto del mismo período del año 2013 (7,09 m 3 /s). Rendimientos Térmicos: al comparar los períodos enero-septiembre de los años 2013 y 2014, se disminuye los rendimientos de combustible en la Central El Descanso en el 0,12% (página 19). IV. PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN Desde la página 21 se detalla las principales acciones realizadas por la Administración durante el período enero-septiembre del año iii5 ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO S.A Central Hidroeléctrica Saymirín V 7,5 MW INFORME DE GESTIÓN ENERO-SEPTIEMBRE AÑO 2014 NOVIEMBRE 20146 INFORME DE GESTIÓN DE ELECAUSTRO S.A. PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE DE 2014 INTRODUCCIÓN En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 23, literal n), del Estatuto Social de la Compañía, me permito someter a consideración de los señores Miembros del Directorio, este informe que resume las principales actividades y logros obtenidos por la EMPRESA ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A., durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre del año Espero que el presente informe permita a ustedes tener un conocimiento global de la evolución de la Compañía en este período, lo que facilitará la toma de decisiones y el establecimiento de políticas de gestión. En este contexto, el informe se ha estructurado con un informe ejecutivo y los siguientes capítulos: I. Organismos Superiores de la Compañía II. Situación Económico-Financiera III. Aspectos Técnicos de la Producción Energética IV. Principales Acciones realizadas por la Administración I. ORGANISMOS SUPERIORES DE LA COMPAÑÍA I.1. ESTRUCTURA DE LAS ACCIONES Según el cuadro N 1, el capital suscrito de la compañía al 30 de septiembre/14 es de US $ , el que se mantiene igual al suscrito al 31 de diciembre/13. Cuadro N 1. Estructura de las acciones ACCIONISTA AL 31-DIC-2014 AL 30-SEP-2014 Variac. US $ % US $ % % MINISTERIO DE FINANZAS , ,9379 0,00% MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE , ,0212 0,00% CONSEJO PROVINCIAL DEL AZUAY , ,8839 0,00% MUNICIPIO DE CUENCA , ,7284 0,00% CONSEJO PROVINCIAL DEL CAÑAR , ,3418 0,00% CONSEJO PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO , ,6713 0,00% MUNICIPIO DEL SIGSIG , ,1674 0,00% MUNICIPIO DE SANTA ISABEL , ,1502 0,00% MUNICIPIO DE BIBLIÁN , ,0961 0,00% MUNICIPIO DE MORONA , ,0017 0,00% CAPITAL TOTAL , ,000 0,00% 17 I.2. INTEGRACIÓN DE LOS ORGANISMOS SUPERIORES DE LA COMPAÑÍA I.2.1. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Al 30 de septiembre de 2014, la Junta General de Accionistas estuvo integrada por los titulares de las acciones, tal como se indica a continuación: Cuadro N 2. Junta General de Accionistas INSTITUCIÓN REPRESENTANTE LEGAL Ministerio de Electricidad y Energía Renovable Dr. Esteban Albornoz Ministerio de Finanzas Econ. Fausto Herrera Honorable Consejo Provincial del Azuay Ing. Paúl Carrasco Ilustre Municipalidad de Cuenca Ing. Marcelo Cabrera Honorable Consejo Provincial del Cañar Dr. Santiago Correa Honorable Consejo Provincial Morona Santiago Lcdo.Marcelino Chumpi Ilustre Municipalidad del Sigsig Lcdo. Marcelino Granda Ilustre Municipalidad de Santa Isabel Sr. Rodrigo Quezada Ilustre Municipalidad de Biblián Econ. Guillermo Espinoza Ilustre Municipalidad de Morona Dr. Roberto Villarreal De enero a septiembre de 2014 se realizó una sesión de Junta General de Accionistas, en la cual se trataron 6 temas, siendo los siguientes: Junta General Extraordinaria de Accionistas 0060 de fecha 13 de mayo de Conocimiento y aprobación del Informe de Comisarios por el Ejercicio Económico del año Conocimiento del Informe de Auditoría Externa a los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año Conocimiento y aprobación de la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico del año Conocimiento y aprobación del Informe de la Administración correspondiente al Ejercicio Económico del año Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de Resolución sobre el destino de utilidades. I.2.2. DIRECTORIO De enero a septiembre se realizaron 3 reuniones de Directorio, en las cuales se trataron 10 temas, siendo los siguientes: Directorio No. 202 de fecha 06 de marzo de Autorización para la suscripción de un contrato complementario de préstamo con el Banco del Estado, para Saymirín V. - Conocimiento y resolución sobre la propuesta presentada por los trabajadores del Octavo Contrato Colectivo de Trabajo. 28 - Conocimiento del oficio del Ministerio de Relaciones Laborales Nro.MRL-DM , relativo a la clasificación de servidores de carrera y obreros; y, aprobación del cronograma de su implementación. Directorio No. 202 de fecha 06 de marzo de Conocimiento y aprobación del Acta suscrita con el Comité de Empresa relacionada con la propuesta del Octavo Contrato Colectivo de Trabajo, autorización para la suscripción del Acta Transaccional correspondiente, y fijación de las remuneraciones del personal de la Empresa para el año Directorio N 204 de fecha 05 de mayo de Conocimiento del informe presentado por los Comisarios, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013 y recomendación a la Junta General de Accionistas. - Conocimiento del Informe presentado por Auditoría Externa, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013 y recomendación a la Junta General de Accionistas. - Conocimiento de la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico del año 2013 y recomendación a la Junta General de Accionistas. - Conocimiento del Informe Anual de la Administración correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013 y recomendación a la Junta General de Accionistas. - Conocimiento de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del año 2013 y recomendación a la Junta General de Accionistas. - Conocimiento del Informe presentado por la Administración sobre el cumplimiento de la Reglamentación relativa al Uso y Control de Vehículos y Uso de Telefonía Celular. II. SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA II.1. INGRESOS, COSTOS Y RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO PERÍODO ENERO-SEPTIEMBRE DE 2014 II.1.1. INGRESOS Según el Balance de Resultados del ejercicio económico del período enero-septiembre de 2014, los Ingresos Totales acumulados suman la cantidad de US $ ,07, considerando ingresos de actividades ordinarias (Facturación) y otros ingresos; los ingresos totales son menores en el 9,94% respecto del mismo período del año 2013, conforme se observa en el Cuadro N 3. 39 Se debe recalcar que para el caso de las centrales convencionales durante el primer trimestre (enero - marzo) el CENACE ha realizado la respectiva liquidación con los costos fijos del año 2013; sin embargo desde abril se ha facturado con los costos fijos aprobados por el CONELEC para el año Durante este periodo se culminaron las obras de construcción del proyecto hidroeléctrico Saymirín V, iniciándose la operación experimental el día 13 de agosto y la operación comercial el 29 de agosto de Esta central es considerada como de ENERGÍA RENOVABLE NO CONVENCIONAL, y por lo tanto, será remunerada a precio preferente. A partir del inicio de operación de la Central SAYMIRÍN V, las unidades de generación de SAYMIRÍN I-II dejaron de operar de manera definitiva. Cuadro N 3: Ingresos Totales (US$) CONCEPTO Ene-Sep13 Ene-Sep14 VARIACIÓN US $ US $ % US $ INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS , ,97 99,74-8,77% OTROS INGRESOS , ,10 0,26-84,67% TOTALES , ,07 100,00-9,94% a) Ingresos de actividades ordinarias (Facturación) Los ingresos de actividades ordinarias (Facturación por venta de energía) con el 99,74% sumaron US $ ,97 por lo que disminuyeron en el 8,77% con respecto a enero septiembre de Según la Regulación N CONELEC 004/11, la energía eléctrica producida por los generadores que usan energías renovables no convencionales en la operación, como es el caso de la central Ocaña y Saymirín V, serán remunerada al precio preferente, lo que justifica que de los ingresos totales (US$ ,97), US $ ,49 con el 53,06% y USD $ ,70 con el 2,64% corresponden a los ingresos por la venta de la producción de energía de la central Ocaña y Saymirín V respectivamente, como se indica más adelante en el cuadro N 12. 410 La disminución de los ingresos por venta de energía en el 9,94% se debe principalmente a que los costos fijos aprobados por el CONELEC para el año 2014, para las centrales convencionales fueron disminuidos, con un efecto en el periodo de análisis, para las centrales de Saucay, Saymirín I-II, Saymirín III-IV de 23,46% y para el Descanso en un 32,77%, como se observa en el cuadro N 12. Se debe aclarar que los ingresos por la venta de energía indicados anteriormente (US$ ,97), consideran ajustes que se han realizado durante el periodo eneroseptiembre de 2014, según se indica en el siguiente resumen: Cuadro N 4: Facturación enero - septiembre 2014 DESCRIPCIÓN US$ Facturación emitida ,17 Notas débito ajuste facturación septiembre/13 354,32 Notas crédito ajuste facturación enero/ ,88 Notas crédito ajuste facturación febrero/ ,68 Ajustes decimales mensuales 0,04 Total Ajustes ,20 Ingresos Totales Netos ,97 Otros ingresos El rubro Otros Ingresos, durante el período enero-septiembre del año 2014, sumaron US $ ,10 y disminuyeron en el 84,67% respecto del año 2013, como se observa en el Cuadro N 5, como consecuencia del decremento de los intereses financieros en el 88,32% (Bonos del Estado) y otros en el 94,21%. Cuadro N 5: Otros Ingresos (US$) CONCEPTO Ene-Sep13 Ene-Sep14 VARIACIÓN US $ US $ % US $ Intereses financieros , ,00 18,23-88,32% Multas a Contratistas , ,21 54,33 138,77% Otros , ,89 27,45-94,21% TOTALES , ,10 100,00-84,67% II.1.2. COSTOS TOTALES De acuerdo al Estado de Resultados del período enero-septiembre del año 2014, la Empresa registró por concepto de Costos Totales la suma de US $ ,18 según se observa en el Cuadro N 6; de éstos, US $ ,14, con el 55,98% corresponden a administración, operación y mantenimiento (AO&M); US $ ,99 con el 23,86%, a depreciación de propiedad planta y equipo; US $ ,42, con el 029%, a costos por baja de propiedad planta y equipo; US $ ,68 con el 19,87% a Otros Costos cuyo desglose se presenta en el cuadro N 6. Comparando los costos de los períodos enero-septiembre de los años 2013 y 2014 (Cuadro N 6), se observa que el costo total disminuyó en el 2,07%; los de Operación en 2,53% y Otros Costos en el 0,17%. 511 CONCEPTO Cuadro N 6. Costos Totales (US$) Ene-Sep13 Ene-Sep14 VARIACIÓN US $ % US $ % % OPERACIÓN ,79 80, ,55 80,13-2,53% - AO&M ,22 55, ,14 55,98-1,55% - Depreciación PPE (*) ,95 24, ,99 23,86-5,40% - Costos por baja de PPE(*) ,62 0, ,42 0,29 136,99% OTROS COSTOS ,40 19, ,63 19,87-0,17% TOTALES ,19 100, ,18 100,00-2,07% (*) PPE : Propiedad, planta y equipo Según el cuadro N 6, los costos totales de operación (US $ ,18) disminuyen en el 2,07%, como consecuencia principalmente de la disminución en los costos de operación y mantenimiento en el 1,55% y en la depreciación en el 5,40%. En relación con la disminución del 0,17% del concepto Otros Costos, se debe indicar que es debido principalmente a la disminución de USD $ ,12 con cargo a la cuenta Estado del Buen Vivir Territorial conforme lo indicado en el cuadro N 7: Cuadro N 7. Otros Costos CONCEPTO Ene-Sep13 Ene-Sep14 VARIACIÓN US $ US $ US $ % - Pago de Intereses, Comisiones Financieras , , ,15 48,81% - Contribuciones Oficiales , , ,20 14,22% - Estado del Buen Vivir Territorial , , ,12-7,20% TOTALES , , ,77-0,17% Del total de los Otros Costos, US$ ,14 corresponde a Contribuciones Oficiales y se incrementó en el 14,22% con relación al mismo período del año 2013; US$ ,30 al pago de Intereses, incrementándose en el 48,81%; US$ ,19 a Costos por el Estado del Buen Vivir Territorial teniendo un decremento del 7,20%. El Pago de Intereses, Comisiones Financieras corresponden al monto de pago de los intereses del préstamo recibido del Banco del Estado para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Saymirín V, así como el pago del interés por el crédito para Ocaña. 612 Continuando con el análisis y con el propósito de contar con más elementos que faciliten justificar las variaciones, a continuación se presentan los costos totales por su concepto (Cuadro N 8) y los principales rubros (Cuadro N 9): Cuadro N 8. Costos Totales por Concepto DESCRIPCIÓN Ene-Sep13 Ene-Sep14 VARIAC. US $ PARTICIP. US $ PARTICIP. % Contratos y Otros Servicios ,95 4,85% ,44 6,91% 39,51% Depreciación Total ,95 24,70% ,99 23,86% -5,40% Mano de Obra ,65 22,21% ,88 22,74% 0,27% Materiales ,34 17,70% ,73 16,76% -7,25% Programas Ambientales ,51 0,92% ,08 0,94% 0,07% Seguros ,45 5,55% ,15 5,46% -3,65% Servicios relacionados con Personal ,85 4,22% ,56 2,96% -31,44% Buen Vivir Territorial ,31 15,65% ,19 14,83% -7,20% Varios (1) ,18 4,20% ,16 5,54% 29,30% TOTAL ,19 100,00% ,18 100,00% -2,07% Varios (1) = Contribuciones Oficiales, Tasas de Servicio, Pérdida por baja de Propiedad Planta y Equipo e Intereses Pagados Según los cuadros N 9 y 10, los costos de mayor decremento son Servicios relacionados con el Personal con el 31,44%; Materiales con el 7,25% y Buen Vivir Territorial con el 7,20%. Además se observa un incremento en Contratos y Otros Servicios en el 39,51%, debido principalmente al incremento de recursos utilizados para mantenimiento de El Descanso y Obras Civiles de las centrales. Varios se incrementa en el 29,30% debido al pago de intereses del préstamo concedido por el BEDE para la construcción de Saymirín V A continuación se presenta los gastos de los años 2013 y 2014, detallados por concepto de costo: 713 CONCEPTO COSTO GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA GENERACIÓN TÉRMICA Cuadro N 9. Resumen por Concepto de Costo BUEN VIVIR TERRITORIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0,00 0,00 0, ,31 CONTRATOS OTROS SERVICIOS , , , , , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 DEPRECIACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 0,00 0,00 0,00 0, ,95 MANO DE OBRA , , ,99 0, , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,65 MATERIALES , , ,66 0, , ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,34 MEDIO AMBIENTE 0, ,18 0,00 0, , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,51 SEGUROS , ,19 0,00 0,00 310, ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,45 SERVICIOS PERSONAL , ,43 0,00 0, , ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,85 VARIOS 2.875, ,87 0,00 0, , ,60 0,00 0, , , , ,18 TOTAL , , , , , , , , , , , ,19 BUEN VIVIR TERRITORIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,19 0,00 0,00 0, ,19 CONTRATOS OTROS SERVICIOS , , , , , ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,44 DEPRECIACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,99 0,00 0,00 0,00 0, ,99 MANO DE OBRA , , ,82 0, , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,88 MATERIALES , , ,93 0, , ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,73 MEDIO AMBIENTE 0, ,75 0,00 0, , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,08 SEGUROS , ,04 0,00 0,00 286, ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,15 SERVICIOS PERSONAL , ,95 0,00 0, , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,56 VARIOS 1.288, , ,28 0,00 0, ,14 0,00 0, , , , ,16 TOTAL , , , , , , , , , , , ,18 BUEN VIVIR TERRITORIAL -7,20% -7,20% CONTRATOS OTROS SERVICIOS 25,95% 21,54% 78,15% 42,79% 376,92% 8,27% 39,51% DEPRECIACION -5,40% -5,40% MANO DE OBRA -4,39% 4,12% -8,54% -6,31% 2,05% 0,27% MATERIALES -24,60% -8,33% 166,20% 211,49% -7,77% -7,25% MEDIO AMBIENTE -27,19% 1,90% -26,06% 0,07% SEGUROS -0,44% -36,52% -7,91% 31,30% -3,65% SERVICIOS PERSONAL -43,66% 16,93% 35,27% -30,45% -31,44% VARIOS -55,18% 344,16% -100,00% -21,38% 133,80% 14,22% 48,81% 29,30% TOTAL -7,15% -5,45% 69,57% 42,79% 31,98% -1,77% -5,40% -7,20% 133,80% 14,22% 48,81% -2,07% (1) AMORTIZACIÓN INTANGIBLES, COSTOS VENTA ENERGÍA, PERDIDA BAJA EXISTENCIAS Y PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, (2) CORRESPONDE A PAGO INTERESES BANCO ESTADO Y MINISTERIO DE FINANZAS MANTENIMIENTO SUBESTACIONES OBRAS CIVILES Y LÍNEAS MEDIO AMBIENTE ENERO-SEPTIEMBRE AÑO 2013 (US$) ENERO-SEPTIEMBRE AÑO 2014 (US$) VARIACION (%) ADMINISTRACIÓN DEPRECIACIÓN BIENES ESTADO BUEN VIVIR AMORTIZACIÓN, BAJA, VENTA (1) CONTRIBUCIONES OFICIALES PAGO INTERESES (2) TOTAL II.1.3. PRECIO MEDIO DE VENTA Y COSTO MEDIO DEL MW.h A partir de los ingresos de las actividades ordinarias indicados en el Cuadro N 3, los costos de operación del Cuadro N 6, la producción de energía bruta propia del Cuadro N 17 y la energía disponible indicada en el Cuadro N 19, se obtienen los precios de venta y costos de producción del MW.h indicados en el Cuadro N 10: Cuadro N 10. Precio medio de venta y costo medio de producción del MW.h DESCRIPCION UNIDAD Ene-Sep13 Ene-Sep14 VARIACION CANTIDAD % Saucay Saymirín MW.h , , ,63-5,69% ENERGIA BRUTA Ocaña MW.h , , ,01-2,21% El Descanso MW.h , ,72 331,03 0,53% Total Generación MW.h , , ,61-3,22% Pérdidas Energía y Autoconsumos MW.h 8.404, ,02-389,08-4,63% Energía Vendida MW.h , , ,53-3,19% COSTOS PRODUCCIÓN ENERGÍA US $ , , ,24-2,53% INGRESOS VENTA ENERGÍA US $ , , ,20-8,77% COSTO MEDIO DE PRODUCCIÓN ENERGÍA US$/MW.h 39,47 39,74 0,27 0,69% PRECIO MEDIO VENTA ENERGÍA US$/MW.h 57,43 54,12-3,31-5,76% UTILIDAD VENTA DE ENERGÍA US$/MW.h 17,96 14,38-3,58-19,94% US $ , , ,96-22,49% OTROS INGRESOS US $ , , ,30-84,67% OTROS COSTOS US $ , , ,77-0,17% COSTO MEDIO TOTAL US$/MW.h 49,03 49,60 0,57 1,16% INGRESO UNITARIO TOTAL US$/MW.h 58,33 54,26-4,07-6,97% UTILIDAD TOTAL EJERCICIO ECONÓMICO US$/MW.h 9,30 4,66-4,64-49,85% US $ , , ,49-51,45% Del cuadro anterior se concluye que el precio medio por la venta de energía, para el periodo enero-septiembre del año 2014, fue de 54,12 US$ /MW.h; si éste se compara con el costo de producción de energía que es de 39,74 US$/MW.h, se obtiene una utilidad operacional de 14,38 US$/MW.h, antes de considerar otros ingresos y costos. El costo medio de producción de energía y el precio medio de venta de la energía, antes de considerar otros ingresos y costos, se incrementó en el 0,69% y disminuyó en el 5,76% 814 respectivamente, debido a la disminución de los costos de producción de energía en el 2,53% y a la disminución de los ingresos por venta de energía en el 8,77%. II.1.4. RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO Comparando los ingresos con los gastos del período enero-septiembre del año 2014, se obtiene un resultado contable positivo de US $ ,89 (Cuadro N 11). DESCRIPCIÓN Cuadro N 11. Utilidad del ejercicio económico Ene-Sep13 Ene-Sep14 VARIACIÓN VARIACIÓN US $ US $ US $ % Ingresos actividades ordinarias , , ,20-8,77% Otros ingresos , , ,30-84,67% Ingresos Totales , , ,50-9,94% Costos de Operación , , ,24-2,53% Otros Costos , , ,77-0,17% Costos Totales , , ,01-2,07% Resultado Operación , , ,96-22,49% Resultado Otros Ingresos y Costos , , ,53 8,60% Resultado Total , , ,49-51,45% INGRESOS, COSTOS Y RESULTADOS POR CENTRAL Con el propósito de observar los cambios que se han dado en la gestión de la operación de las centrales, en el cuadro N 12 se resumen por central, los ingresos y costos del ejercicio económico para los períodos enero-septiembre de los años 2013 y Del cuadro N 12 se concluye que entre los períodos enero-septiembre de los años 2013 y 2014, los ingresos de las centrales del Complejo Hidroeléctrico Machángara disminuyeron en el 9,72%; los ingresos correspondientes a la central El Descanso también disminuyen en el 19,19%; los ingresos de la central Ocaña disminuyen en el 0,77% debido al decremento en la venta de energía en el 2,02%. Del Cargo Variable del Complejo Hidroeléctrico Machángara (USD $ ,69), USD $ ,70 corresponden a los ingresos de Saymirín V durante los meses de agosto y septiembre de Por otro lado, los costos fijos AO&M disminuyen en el 1,61% para el Complejo Hidroeléctrico Machángara (CHM), y en el 9,67% para el Descanso, mientras que para la central Ocaña se incrementa en el 4,96%. En lo que se refiere a los costos variables del Descanso estos se incrementan en el 1,29% con respecto al mismo periodo del Se observa también que los ingresos del CHM permiten cubrir los costos en efectivo y parcialmente de la depreciación, al igual que la central térmica El Descanso. En lo que se refiere a la central Ocaña, al tener precio preferente, permite cubrir el total de sus costos. 915 DESCRIPCION COMPLEJO MACHANGARA INGRESOS TOTALES Cuadro N 12. Ingresos y costos fijos y variables PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE AÑO 2013 TOTAL EMPRESA CARGO FIJO (*) , ,45 0, ,78 COSTOS FIJOS (AO&M) , , , ,88 CARGO VARIABLE , , , ,39 COSTOS VARIABLES 0, ,34 0, ,34 OTROS INGRESOS , , , ,40 CONTRIBUCIONES OFICIALES , , , ,94 TOTAL US$ , , , ,57 FINANCIEROS ,88 0, , ,15 ENERGÍA NETA MW.h , , , ,44 SUBTOTAL 1: , , , ,31 INGRESO US$/MW.h 34,47 92,21 69,44 58,33 DEPRECIACION , , , ,95 COSTOS POR BAJA PPE 9.875, , , ,61 ESTADO BUEN VIVIR TERRITORIAL 0,00 0, , ,31 SUBTOTAL 2: , , , ,87 TOTAL , , , ,18 ENERGÍA BRUTA MW.h , , , ,55 COSTO MEDIO TOTAL US$/MW.h 37,20 92,47 41,15 47,94 DESCRIPCION CARGO FIJO (*) , , ,24 COSTOS FIJOS (AO&M) , , , ,59 CARGO VARIABLE , , , ,73 COSTOS VARIABLES 0, ,55 0, ,55 OTROS INGRESOS , , , ,10 CONTRIBUCIONES OFICIALES , , , ,15 TOTAL , , , ,07 FINANCIEROS ,19 0, , ,30 ENERGÍA NETA MW.h , , , ,91 SUBTOTAL 1: , , , ,59 INGRESO US$/MW.h 31,12 74,52 68,91 54,26 DEPRECIACION , , , ,99 COSTOS POR BAJA PPE , , , ,41 ESTADO BUEN VIVIR TERRITORIAL 0,00 0, , ,19 SUBTOTAL 2: , , , ,59 TOTAL , , , ,18 ENERGÍA BRUTA MW.h , , , ,94 COSTO MEDIO TOTAL US$/MW.h 39,00 87,55 41,88 48,52 DESCRIPCION COMPLEJO MACHANGARA COMPLEJO MACHANGARA DESCANSO INGRESOS TOTALES DESCANSO OCAÑA COMPLEJO DESCANSO OCAÑA TOTAL EMPRESA DESCRIPCION MACHANGARA CARGO FIJO (*) -23,46% -32,77% - -27,04% COSTOS FIJOS (AO&M) -1,61% -9,67% 4,96% -2,44% CARGO VARIABLE 153,04% 1,29% -1,97% 2,31% COSTOS VARIABLES 1,29% 1,29% OTROS INGRESOS -84,67% -84,67% -84,67% -84,67% CONTRIBUCIONES OFICIALES 14,22% 14,22% 14,22% 14,22% TOTAL -14,95% -18,71% -2,77% -9,94% FINANCIEROS 42,37% 115,71% 48,81% ENERGÍA MW.h -5,80% 0,60% -2,02% -3,19% SUBTOTAL 1: 2,23% -3,81% 6,84% 0,39% INGRESO US$/MW.h -9,72% -19,19% -0,77% -6,97% DEPRECIACION -7,69% -11,37% 1,38% -5,40% COSTOS POR BAJA PPE 136,99% 136,99% 136,99% 136,99% ESTADO BUEN VIVIR TERRITORIAL -7,20% -7,20% SUBTOTAL 2: -7,03% -10,53% -4,05% -5,68% TOTAL -1,13% -4,82% -0,47% -2,07% ENERGÍA BRUTA MW.h -5,69% 0,53% -2,21% -3,22% COSTO MEDIO TOTAL US$/MW.h 4,84% -5,31% 1,77% 1,19% (*) Cargo Fijo = Cargo Administración Operación y Mantenimiento, Regulación Primaria de Frecuencia, Otros DESCRIPCION COSTOS TOTALES COMPLEJO MACHANGARA COSTOS TOTALES COMPLEJO DESCANSO OCAÑA TOTAL EMPRESA DESCRIPCION MACHANGARA DESCANSO OCAÑA INGRESOS TOTALES OCAÑA PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE AÑO 2014 VARIACION COSTOS TOTALES DESCANSO OCAÑA TOTAL EMPRESA TOTAL EMPRESA TOTAL EMPRESA II.2. BALANCE CONDENSADO En el Cuadro N 13 se presenta información de los Balances Condensados de la Compañía a diciembre de 2013 y septiembre de 2014 y se establecen las siguientes variaciones en la posición financiera de la Empresa: el Activo Total se incrementa el 4,24%; Activo Corriente aumenta en el 22,31%, Activo no Corriente se incrementa el 0,67%; el Pasivo Total se incrementa en el 23,26%, como consecuencia del incremento del pasivo a corto plazo en el 66,57% y del pasivo a largo plazo en el 4,48%. El Patrimonio tiene variación del 0,56% con respecto a diciembre de Cuadro N 13. Balance Condensado BALANCE Ene-Dic13 Ene-Sep14 VARIACION CONDENSADO [US $] [US $] [US $] % ACTIVO , , ,94 4,24% ACTIVO CORRIENTE , , ,41 22,31% ACTIVOS NO CORRIENTES , , ,53 0,67% PASIVO , , ,99 23,26% PASIVO CORTO PLAZO , , ,24 66,57% PASIVO LARGO PLAZO , , ,75 4,48% PATRIMONIO , , ,77 0,56% RESULTADO OPERATIVO , , ,18 490,78% TOTAL GENERAL , , ,94 4,24% 1016 ACTIVO CORRIENTE Ene-Dic13 Ene-Sep14 ACTIVOS NO CORRIENTES PASIVO CORTO PLAZO PASIVO LARGO PLAZO Ene-Dic13 Ene-Sep14 El activo corriente se incrementa por el aumento del efectivo en el 145,96% (USD $ ,48) y pagos anticipados en el 23,51% (USD $ ,08); mientras que el pasivo de corto plazo se incrementa debido principalmente al incremento de las cuentas por pagar el 73,19% (USD $ ,31) y provisión de corto plazo 58,90% (USD $ ,27). II.3. ANÁLISIS DE LA DEUDA DE LA EMPRESA Según se indica en el cuadro N 14, en el periodo enero septiembre de 2014 la deuda de la Empresa sumó US$ ,28 y se incrementó en el 17,67% con respecto al mismo periodo del año 2013, debido principalmente a los créditos principal y complementario otorgados por el Banco del Estado para la construcción del proyecto Saymirín V. Cuadro N 14. Evolución de la deuda de la Compañía PASIVO CORTO PLAZO: CUENTA DESCRIPCION Ene-Sep13 Ene-Sep14 VARIAC MINISTERIO DE FINANZAS 0,00 0, INTERESES PAGADOS MINISTERIO DE FINANZAS 0,00 0, BANCO DEL ESTADO (CRÉDITO PRINCIPAL) 0, , BANCO DEL ESTADO (CRÉDITO COMPLEMENTARIO) 0, ,37 - TOTAL 0, ,39 - PASIVO LARGO PLAZO: CUENTA DESCRIPCION Ene-Sep13 Ene-Sep14 VARIAC PROYECTOS SOLDADOS YANUNCAY MINAS , ,00 0,00% PROYECTO HIDROELÉCTRICO OCAÑA 0,00 0, PROYECTO SAYMIRIN V (CRÉDITO PRINCIPAL) , ,23 22,75% PROYECTO SAYMIRIN V (CRÉDITO COMPLEMENTARIO) 0, ,66 - TOTAL , ,89 16,45% DEUDA TOTAL DE LA EMPRESA , ,28 17,67% 1117 II.4. FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN POR VENTA DE ENERGÍA Considerando que el proceso de recaudación se inicia al siguiente mes de la facturación y, con el objeto de tener una medición de la recaudación total, se ha establecido el indicador denominado Eficiencia de Recaudación ER que se obtiene de dividir el monto de dinero recaudado durante un período por el monto de dinero facturado en un período igual al de recaudación pero retrasado un mes, de acuerdo con la siguiente fórmula: En donde: ER% n i 1 n i 1 R F i i 1 *100 n = número de meses del período de análisis R i = Recaudación del mes i F i-1 = Facturación del mes i-1 F 0 = Facturación del último mes del período previo Sobre esta base, en el Cuadro N 15 se muestra la información de facturación desde diciembre de 2013 hasta agosto 2014, así como los valores recaudados desde enero a septiembre de 2014, para el total de las transacciones de las centrales de ELECAUSTRO. Cuadro N 15. Facturación y Recaudación (US$) MES Facturación Recaudación Saldo Total Mensual Mensual por Cobrar dic , ,65 ene , , ,92 feb , , ,98 mar , , ,75 abr , , ,57 may , , ,80 jun , , ,12 jul , , ,38 ago , , ,60 sep , ,83 Ene-Sep , ,23 ER % = 101,45% ,12 Año , ,25 ER % = 97,47% ,09 Año , ,83 ER % = 81,57% ,11 Año , ,65 ER % = 103,55% ,35 Año , ,73 ER % = 71,86% ,96 Año , ,74 ER % = 56,27% ,27 Año 2008 (1) , ,32 ER % = 77,28% ,62 (1) = Descontado los valores dados de baja según Mandato N 15 Como se observa en el cuadro N 15, para el período enero-septiembre del 2014 el indicador ER es igual a 101,45%, debiéndose aclarar que los valores recaudados incluye montos correspondientes a la facturación de períodos anteriores, pero que han sido cancelados en el período de análisis. 1218 Por otro lado, acumulando la facturación desde julio de 2008 hasta agosto de 2014 y la recaudación desde agosto de 2008 hasta septiembre de 2014, la Eficiencia de Recaudación Acumulada (ERA) hasta septiembre de 2014 es igual a 84,51%. En el siguiente gráfico se puede observar la facturación y recaudación acumulada y el ERA al final de cada año o período. II.5. CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE ENERGÍA Considerando la suma de las cuentas por cobrar a septiembre del año 2014 y la facturación corriente del período enero-septiembre del 2014, y restando la recaudación del mismo período, tenemos que las cuentas por cobrar al 30 de septiembre de 2014 suman US $ ,83 (cuadro N 16): Cuadro N 16. Cuentas por cobrar a septiembre/14 DESCRIPCIÓN TOTAL SALDO ENE-DIC/13 [US $] ,09 INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS ENE-SEP/14 [US $] FACTURACIÓN ENE-SEP/14 [US $] Notas débito ajuste facturación septiembre/ , ,17 354,32 Notas crédito ajuste facturación enero/ ,88 Notas crédito ajuste facturación febrero/ ,68 Ajustes decimales mensuales 0,04 COBROS ENE-SEP/14 [US $] ,23 SALDO ENE-SEP/14 [US $] ,83 PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DIC/13-SEP/14-2,45% PROVISIÓN PARA INCOBRABLES ,32 SALDO CUENTAS POR COBRAR VENTA ENERGÍA A JUN/ ,51 Durante este periodo de análisis se puede destacar una disminución de las cuentas por cobrar por la Empresa en un 2,45%, esto se debe al incremento de la recaudación desde el mes de abril de19 III. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA PRODUCCIÓN ENERGÉTICA En este capítulo se presenta un resumen del funcionamiento técnico-comercial de las centrales de ELECAUSTRO, basado en sus indicadores más relevantes. III.1. Producción Bruta Total La producción bruta total de energía de las centrales, medida en barras de generación, durante el periodo enero-septiembre del año 2014 alcanzó la cifra de kw.h, lo que significa una disminución del 3,22% respecto al año anterior ( kw.h). Este decremento se debe principalmente a que durante este periodo, la conducción del canal Labrado-Tuñi estuvo limitado por un trabajo que se realizó para incrementar su capacidad, según se puede observar en el Cuadro N 17. De la producción bruta total, kw.h, con el 82,87%, fue el aporte de las centrales hidráulicas y kw.h, con el 17,13%, generó la central El Descanso. Además se debe destacar que la participación de la central Ocaña en el periodo fue del 41,81%. Cuadro N 17. Energía bruta período enero-septiembre 2014 [kw.h] Mes Hidráulico Térmico TOTAL Saymirín Saucay CHM Ocaña Hidráulico Descanso ene-14 6,789,618 10,409,306 17,198,924 14,926,432 32,125,356 10,232,900 42,358,256 feb-14 3,902,896 6,230,544 10,133,440 16,768,256 26,901,696 7,411,935 34,313,631 mar-14 8,552,269 9,941,584 18,493,853 19,779,612 38,273,465 8,365,116 46,638,581 abr-14 7,636,797 9,153,635 16,790,432 19,050,691 35,841,123 7,563,378 43,404,501 may-14 5,735,118 11,036,701 16,771,819 18,191,664 34,963,483 4,342,084 39,305,567 jun-14 9,083,725 9,434,816 18,518,541 17,959,696 36,478,237 4,835,915 41,314,152 jul-14 9,107,371 10,434,338 19,541,709 19,084,800 38,626,509 4,508,659 43,135,168 ago-14 8,768,155 12,880,136 21,648,291 17,275,081 38,923,371 4,890,757 43,814,128 sep-14 5,172,338 7,028,889 12,201,227 10,978,752 23,179,979 10,945,977 34,125,956 AÑO 14 kw.h 64,748,286 86,549, ,298, ,014, ,313,218 63,096, ,409,939 AÑO 14 % AÑO 13 kw.h 65,898,202 94,531, ,429, ,489, ,919,861 62,765, ,685,551 % Variac Saucay 23.49% ENERGIA BRUTA PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE DE 2014 Ocaña 41.81% Saymirín 17.58% Descanso 17.13% Con el propósito de analizar las variaciones de la producción energética del Complejo Hidroeléctrico Machángara, en el Cuadro N 18 se presenta información de los volúmenes de agua en las represas de Chanlud y El Labrado para el período de análisis de los años 2013 y 2014: 1420 Cuadro N 18. Volúmenes en las represas DESCRIPCION UNIDADES ENERO-SEPTIEMBRE AÑO 2013 CHANLUD LABRADO TOTAL VOLUMEN 01/ENE m VOLUMEN INGRESADO m VOLUMEN DESPACHADO m VOLUMEN VERTIDO m VOLUMEN 30/SEP m ENERGIA ALMACENADA 30/SEP kw.h DESCRIPCION UNIDADES ENERO-SEPTIEMBRE AÑO 2014 CHANLUD LABRADO TOTAL VOLUMEN 01/ENE m VOLUMEN INGRESADO m VOLUMEN DESPACHADO m VOLUMEN VERTIDO m VOLUMEN 30/SEP m ENERGIA ALMACENADA 30/SEP kw.h DESCRIPCION UNIDADES VARIACION CHANLUD LABRADO TOTAL VOLUMEN 01/ENE m 3 9,77% 11,43% 10,29% VOLUMEN INGRESADO m 3-32,40% -2,68% -24,96% VOLUMEN DESPACHADO m 3 0,50% -17,60% -4,90% VOLUMEN VERTIDO m 3-100,00% 88,24% -72,32% VOLUMEN 30/SEP m 3-9,46% -14,70% -10,82% ENERGIA ALMACENADA 30/SEP kw.h -56,50% 31,10% -10,82% Según el cuadro N 18, el volumen de agua al primero de enero aumenta en el 10,29%, el volumen de agua ingresado disminuye en el 24,96% y el despachado desde las represas aumenta en el 4,90%. En relación con la producción bruta de la central El Descanso, en este período se incrementó en el 0,53%, debido a la disminución en las horas de operación en el año 2014 (15.304,10) con respecto al año 2013 (15.342,65), como se puede ver en el cuadro N 26, causado por el incremento de las horas de indisponibilidad por mantenimiento programado (cuadro N 27). III.2. ENERGÍA NETA DISPONIBLE [kw.h]: Durante el período enero-septiembre del año 2014, ELECAUSTRO dispuso de una producción de energía neta de kw.h para la venta. De esta producción, kw.h corresponde a las centrales hidráulicas y kw.h a la central térmica El Descanso, según se indica en el Cuadro N 19. En este cuadro se indica que la producción hidráulica neta del período enero-septiembre del año 2014 disminuyó en el 3,3% frente al año 2013 y la producción térmica se incrementó en el 0,60%. 1521 [kw.h] Informe de Gestión de ELECAUSTRO, enero septiembre 2014 Cuadro N 19. Energía disponible [kw.h] MES SAUCAY SAYMIÍN CHM OCAÑA HIDRAULICA EL DESCANSO TOTAL ene-14 10,262,351 6,672,591 16,934,942 14,596,255 31,531,197 9,923,601 41,454,798 feb-14 6,141,231 3,850,057 9,991,288 16,366,964 26,358,252 7,190,556 33,548,808 mar-14 9,804,182 8,418,038 18,222,220 19,300,393 37,522,613 8,108,826 45,631,439 abr-14 9,023,220 7,206,052 16,229,272 18,588,696 34,817,968 7,338,074 42,156,042 may-14 10,883,118 5,631,105 16,514,223 17,764,056 34,278,279 4,206,295 38,484,574 jun-14 9,297,671 8,940,329 18,238,000 17,535,411 35,773,411 4,698,201 40,471,612 jul-14 10,287,372 8,964,509 19,251,881 18,623,750 37,875,631 4,371,037 42,246,668 ago-14 12,703,438 8,644,522 21,347,960 16,879,675 38,227,635 4,741,272 42,968,907 sep-14 6,926,829 5,112,476 12,039,305 10,773,136 22,812,441 10,619,626 33,432,067 Año 14 kw.h 85,329,412 63,439, ,769, ,428, ,197,426 61,197, ,394,914 Año 14 % 23.68% 17.60% 41.28% 41.74% 83.02% 16.98% % Año 13 kw.h 93,198,141 64,724, ,922, ,525, ,447,206 60,834, ,281,444 Variac. % -8.44% -1.98% -5.80% -2.02% -3.93% 0.60% -3.19% ENERGÍA NETA PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 80,000,000 40,000,000 0 HIDRAÚLICA HIDRAÚLICA DESCANSO DESCANSO De acuerdo a las modificaciones realizadas en las regulaciones del sector eléctrico, ELECAUSTRO está obligado a vender proporcionalmente su energía a todos los agentes, por lo que, el total de la energía neta del periodo enero-septiembre/14 que fue de (cuadro N 20), ha sido liquidada por el CENACE de acuerdo al siguiente detalle: Cuadro N 20. Energía asignada a distribuidoras [kw.h] AGENTE TOTAL ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL E. E. QUITO S.A E. E. QUITO S.A CNEL - EMELGUR CNEL - EMELGUR CNEL - MANABI CNEL - MANABI CNEL - EL ORO CNEL - ELÉCTRICA ORO DE CENTRO SUR C.A CENTRO GUAYAQUIL SUR C.A CNEL - MILAGRO OTROS 26,51% E. E. AMBATO CNEL - SANTA ELENA E. E. NORTE S.A CNEL - ESMERALDAS CNEL - SANTO DOMINGO E. E. COTOPAXI S.A CNEL - LOS RIOS E. E. RIOBAMBA S.A OTROS E. E. DEL SUR S A ,11% CNEL - SUCUMBIOS CNEL - BOLIVAR CENTRO SUR AUTOPRODUCTORES - GENERADORES C.A. E. E. AZOGUES C.A ,73% TOTAL ENERGÍA VENDIDA [kw.h] ENERGIA NETA ENE-SEP /14 CNEL - EL ORO 4,88% CNEL - MANABI 8,09% E. E. QUITO S.A. 19,62% CNEL - EMELGUR 9,05% Del total de energía asignada a los agentes, el 55,08% ( kw.h) fue vendida a las unidades de negocios de la CNEL, convirtiéndose en el principal cliente de ELECAUSTRO. 1622 A continuación se presenta un resumen del cumplimiento de la energía neta planificada en largo plazo y las producciones reales: Cuadro N 21. Cumplimiento de la producción neta de energía (kw.h) DESCRIPCIÓN Ene-Sep/14 Programación ,00 SAUCAY-SAYMIRÍN Ejecución ,00 I-II-SAYMIRÍN III-IV Variación -2,11% Programación ,00 DESCANSO Ejecución ,00 Variación -2,61% Programación ,00 OCAÑA Ejecución ,00 Variación -5,06% Programación ,00 SAYMIRÍN V Ejecución ,29 Variación -32,50% Programación ,00 TOTAL Ejecución ,29 Variación -4,29% En el cuadro N 21 se puede observar que la producción real de energía del período enero - septiembre de 2014 de las centrales de ELECAUSTRO alcanzó a ,29 kw.h, es decir es menor en el 4,29% con relación a lo programado ( ,00). III.3. Autoconsumo y pérdidas de energía Al restar de la energía bruta (Cuadro N 17), la energía vendida (Cuadro N 19), se tiene que durante el período enero-septiembre del año 2014 las pérdidas totales de energía en los transformadores de elevación ubicados junto a las centrales, las pérdidas en la línea de transmisión Subestación Ocaña- Subestación Cañar a 69 kv, más el consumo de auxiliares fueron de kw.h, según el Cuadro N 22. Del total de pérdidas y autoconsumos para la central Saucay ( kw.h), el 2,75% corresponde a la energía utilizada en los sistemas auxiliares de las unidades y el 97,25% a las pérdidas en los transformadores de elevación; para la central Saymirín ( kw.h) el 5,31% corresponde a la energía utilizada en los sistemas auxiliares de las unidades y el 94,69% a las pérdidas en los transformadores de elevación; para la central El Descanso ( kw.h) el 83,15% corresponde a la energía utilizada en los sistemas auxiliares de las unidades y el 16,85% a las pérdidas en los transformadores de elevación; y finalmente 1723 para la central Ocaña ( kw.h) el 14,72% corresponde a la energía utilizada en los sistemas auxiliares de las unidades y el 85,28% a las pérdidas en los transformadores de elevación y a las pérdidas en la línea de transmisión Subestación Ocaña- Subestación Cañar a 69 kv. Cuadro N 22. Autoconsumos y pérdidas de energía DESCRIPCION UNI SAUCAY SAYMIRÍN OCAÑA DESCANSO TOTAL Energía Bruta kw.h Energía Vendida kw.h Pérdidas - Autoc kw.h Autoc. (Ene-Sep) Pérdidas (Ene-Sep) kw.h % 2,75% 5,31% 14,72% 83,15% 27,58% kw.h % 97,25% 94,69% 85,28% 16,85% 72,42% III.4. Nivel de Pluviosidad y Caudales Al comparar las estadísticas del período enero-septiembre del año 2014 con las del año 2013, se tiene que, mientras en el 2014 la pluviosidad sumada en las represas de El Labrado y Chanlud fue de 2348,50 mm, en el 2013 fue de 2.136,00 mm, incrementándose en el 9,95%; el volumen de agua ingresado a las dos represas en el 2014 fue de ,52 m 3 y en el 2013 de ,80 m 3, disminuyendo en el en el 24,96%; el caudal promedio estimado sumado para las dos cuencas en el 2014 fue de 5,31 m 3 /s y en el 2013 de 7,09 m 3 /s, es decir se disminuyó en el 25,15%, según se puede observar en el Cuadro N 23: AÑO Cuadro N 23. Nivel de pluviosidad y caudales sumados (1) Pluviosidad (mm) Volumen Ingresado (m 3 ) Caudal (m 3 /s) Variac Variac Variac. Enero 194,50 254,00 30,59% ,94% 4,59 3,94-14,24% Febrero 267,00 124,00-53,56% ,95% 5,33 3,09-42,03% Marzo 226,50 468,00 106,62% ,49% 4,67 7,24 55,01% Abril 137,50 261,00 89,82% ,72% 3,72 6,41 72,25% Mayo 382,50 383,50 0,26% ,88% 4,82 7,61 57,72% Junio 275,00 258,00-6,18% ,53% 8,33 6,87-17,54% Julio 318,00 254,50-19,97% ,26% 14,27 5,36-62,46% Agosto 213,50 163,00-23,65% ,48% 14,90 4,40-70,46% Septiembre 121,50 182,50 50,21% ,36% 3,17 2,84-10,36% TOTAL 2.136, ,50 9,95% , ,52-24,96% 7,09 5,31-25,15% (1) Corresponde a la suma de las cuencas de El Labrado (Río Chulco) y Chanlud (Río Machángara) III.5. Consumo de Combustible Para tener la producción de kw.h en la central El Descanso, fue necesario que las unidades consuman los niveles de combustible que se especifican en el Cuadro N 24. Cuadro N 24. Consumo de combustible [gln] AÑO DIESEL RESIDUO TOTAL ene , , ,29 feb , , ,96 mar , , ,12 abr , , ,48 may , , ,73 jun , , ,21 jul , , ,41 ago , , ,74 sep , , ,84 Ene-Sep/ , , ,78 Ene-Sep/ , , ,88 VARIACION 16,71% -0,92% 0,65% 1824 El consumo de diesel en la central El Descanso, considera el consumo del caldero auxiliar, los necesarios para los arranques y paradas de cada unidad y el utilizado en la mezcla, y se incrementó en el 16,71%; el consumo del residuo disminuyó en el 0,92% con respecto al año Por otro lado, relacionando la producción bruta (Cuadro N 17) con el consumo (Cuadro N 24) se obtiene el rendimiento del combustible indicado en el cuadro N 25. Cuadro N 25. Rendimiento del combustible DESCANSO MES ENERG. COMBUS. RENDIM. kw.h GALONES kw.h/gln ene ,30 feb ,33 mar ,27 abr ,16 may ,04 jun ,12 jul ,23 ago ,21 sep ,44 AÑO ,26 AÑO ,28 VARIACION 0,53% 0,65% -0,12% III.6. Horas de Operación En el Cuadro N 26 se presentan el número de horas de operación por unidad para las centrales de Saymirín, Saucay, Ocaña y El Descanso: UNIDAD Cuadro N 26. Número de horas de operación Ene-Sep13 Ene-Sep14 VARIAC. Ene-Sep13 Ene-Sep14 VARIAC. UNI N , ,79-47,68% 2.583, ,04 24,83% UNI N , ,80-51,15% 2.840, ,50 18,27% UNI N , ,37 26,25% 3.595, ,87 21,27% UNI N , ,16-15,22% 3.745, ,34 17,06% UNI N , ,21-24,48% UNI N , ,31-25,05% Total , ,12-11,88% , ,27-1,39% UNIDAD Ene-Sep13 Ene-Sep14 VARIAC. Ene-Sep13 Ene-Sep14 VARIAC. UNI N , ,70-31,32% 6.220, ,07-1,57% UNI N , ,60 51,12% 6.083, ,91 2,60% UNI N , ,20-48,43% UNI N , ,60 64,01% Total , ,10-0,25% , ,98 0,49% UNIDAD SAUCAY DESCANSO SAYMIRIN V Ene-Sep13 Ene-Sep14 VARIAC. UNI N ,07 - UNI N ,90 - Total ,97 - SAYMIRIN I-II Y III-IV OCAÑA Del cuadro anterior se concluye que en El Descanso se disminuyó el número de horas totales de operación en el 0,25%, en Saucay disminuyó en el 11,88%, en Saymirín I-II y III- IV disminuyó en el 1,39% y en Ocaña aumentó en el 0,49%. Además durante este periodo las horas de operación de Saymirín V fueron de 2.111,97. 1925 III.7. FACTOR DE DISPONIBILIDAD En el Cuadro N 27 se presenta los Factores de Disponibilidad para las centrales de Saymirín, Saucay, Ocaña y El Descanso, del cual se puede concluir que mientras en la central El Descanso la disponibilidad con respecto al año 2013 disminuyó en el 7,67%; en Saucay aumenta en el 4,07% y en el caso de la central Ocaña se incrementó en el 3,77%. No se calcula el factor de disponibilidad en Saymirín V, debido a que como se mencionó anteriormente ésta central entra a operar en el mes de agosto y Saymirín I-II deja de operar definitivamente. Cuadro N 27. Factor de disponibilidad acumulado ene-sep 2014 CENTRAL SAUCAY H. DISPONIBILIDAD H. INDISPONIBILIDAD HO HRF HMP HSF HCE HPERIODO F.DISPONIBILIDAD UNIDAD , ,79 0,00 23,70 0, ,00 99,627% UNIDAD , ,99 0,00 0,22 0, ,00 99,997% UNIDAD ,37 66,35 0,00 4,28 0, ,00 99,935% UNIDAD , ,25 0,00 6,59 0, ,00 99,899% TOTAL , ,38 0,00 34,79 0, ,00 TOTAL , ,45 787,75 35,97 0, ,00 Disponibilidad Central Saucay ene-sep/14: 99,88% Disponibilidad Central Saucay ene-sep/13: 95,81% CENTRAL SAYMIRÍN H. DISPONIBILIDAD H. INDISPONIBILIDAD HO HRF HMP HSF HCE HPERIODO F.DISPONIBILIDAD UNIDAD , ,44 0,00 0,55 0, ,02 99,99% UNIDAD , ,53 0,00 0,00 0, ,02 100,00% UNIDAD , ,16 0,00 0,00 0, ,03 100,00% UNIDAD , ,70 0,00 0,00 0, ,03 100,00% UNIDAD , ,23 69,07 9,08 1, ,00 98,79% UNIDAD , ,86 53,40 15,44 0, ,00 98,95% UNIDAD ,07 36,36 76,53 5,87 0, ,83 92,93% UNIDAD ,90 94,85 0,00 5,90 0, ,65 99,49% TOTAL , ,13 199,00 36,84 1, ,58 TOTAL , ,28 5,82 18,03 158, ,00 Disponibilidad Central Saymirín ene-sep/14: - Disponibilidad Central Saymirín ene-sep/13: 99,50% CENTRAL DESCANSO H. DISPONIBILIDAD H. INDISPONIBILIDAD HO HRF HMP HSF HCE HPERIODO F.DISPONIBILIDAD UNIDAD ,70 31, ,40 300,53 33, ,00 49,90% UNIDAD ,47 794,85 576,22 92,37 20, ,00 89,49% UNIDAD ,71 634, ,97 263,77 0, ,00 44,17% UNIDAD ,11 795,14 515,98 490,87 22, ,00 84,28% TOTAL , , , ,53 76, ,00 TOTAL , , , ,57 39, ,00 Disponibilidad Central Descanso ene-sep/14: 66,96% Disponibilidad Central Descanso ene-sep/13: 74,63% CENTRAL OCAÑA H. DISPONIBILIDAD H. INDISPONIBILIDAD HO HRF HMP HSF HCE HPERIODO F.DISPONIBILIDAD UNIDAD ,07 283,36 22,75 122,82 0, ,00 97,78% UNIDAD ,91 271,00 29,96 7,58 1, ,00 99,40% TOTAL ,99 554,36 52,71 130,40 1, ,00 TOTAL ,32 121,40 417,63 197,93 62, ,00 Disponibilidad Central Ocaña ene-sep/14: 98,59% Disponibilidad Central Ocaña ene-sep/13: 94,82% 2026 IV. PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN IV.1. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO En cumplimiento de los Objetivos del Plan Estratégico aprobado por el Directorio de la Compañía mediante Resolución en reunión realizada el 16 de enero de 2012, durante el período enero-septiembre de 2014 se ejecutaron las siguientes actividades: Objetivo 1: Impulsar, ampliar y diversificar la capacidad de generación Estrategia 1.2: Desarrollo de los proyectos sostenibles de generación mediante fuentes de energía renovable, no renovable y energías alternativas. Con relación a esta estrategia, en los puntos IV.2.1 y IV.2.3, se presentan las principales actividades desarrolladas para los proyectos Hidroeléctrico Soldados Yanuncay y Eólico Minas de Huascachaca. Estrategia 1.3: Gestionar la consecución de recursos económicos para la implementación de nuevos proyectos de generación : Durante este periodo se ha mantenido reuniones con los posibles proveedores para el financiamiento y la construcción del proyecto eólico Minas de Huascachaca, quienes posteriormente presentarán sus respectivas propuestas técnicas, económicas y financieras. Estrategia 2.1 Ejecución de programas de mantenimiento : Se ejecutaron programas de mantenimiento, cuyo detalle se indica en el numeral IV.4. Estrategia 2.2 Mejoramiento de la Capacidad de conducción del canal Labrado Tuñi : Con fecha 20 de septiembre de 2013 se firmó el Contrato No con el Consorcio Labrado-Tuñi, con fecha 15 de octubre de 2013 se entregó el anticipo por parte de ELECAUSTRO, el 19 de septiembre de 2014, se suscribió el Acta Entrega Recepción Provisional, el avance económico es del 96.83%. Estrategia 2.4 Sustitución Saymirín I-II por Saymirín V : Este objetivo se ha cumplido ya que se han culminado las obras de construcción de Saymirín V, entrando en operación comercial el 29 de agosto de Objetivo 2: Mejorar los procesos técnicos y administrativos de la empresa Estrategia 3.1 Implementación del portal corporativo : La implementación del portal corporativo ha sido finalizada. Estrategia 3.2 Mejoramiento del sistema de información gerencial : El sistema ha sido presentado a Gerencia General para su revisión, además se ha capacitado a los Directores de área en el uso del nuevo sistema. 2127 Estrategia 3.3 Implementación del sistema de inteligencia de negocios Considerado dentro del proceso de adquisición del nuevo ERP a través del convenio SIGDE. Objetivo 3: Fortalecer la participación para la gestión Estrategia 1.1: Formalizar y mantener reuniones de coordinación en cada una de las áreas Cumpliendo con las estrategias de este objetivo, se debe indicar que en todas las áreas mensualmente se han realizado al menos en una ocasión las sesiones de coordinación, las cuales se han respaldado con las respectivas actas. Estrategia 1.2: Evaluar el cumplimiento de resoluciones de coordinación Se dispone de ejecución de cronogramas de trabajo, y actas con resoluciones cumplidas. Estrategia 1.3: Informar nivel de cumplimiento a inmediato superior Dentro de los documentos se encuentran informes mensuales, informes trimestrales y boletines. Objetivo 4: Promover el respeto al medio ambiente e instituir programas de responsabilidad social Estrategia 1.1: Disminuir el uso de papel en las labores administrativas de la Compañía 20% de reducción de papel por uso de QUIPUX e impresiones a doble cara. Estrategia 1.2: Implantar el sistema de gestión documental Sistema de Gestión documental Quipux en funcionamiento desde 2/Ene/2014. Estrategia 2.1: Ejecutar el plan de manejo ambiental La Auditoría Ambiental Interna período 2013 está en ejecución. Otras actividades adicionales relacionadas con el manejo ambiental se detallan en el numeral IV.7. Estrategia 2.2: Capacitar al personal de la empresa en temas socio - ambientales La Dirección de Ingeniería Civil y Medio Ambiente ha preparado los Pliegos que incluyen las especificaciones técnicas para contratar capacitaciones sobre temas socio-ambientales. Se han realizado siete charlas en temas ambientales en los siguientes temas: 2228 NOMBRE TEMAS TRATADOS PERSONAL MES Actuación dentro de áreas forestales Normativa ambiental, importancia de las áreas naturales protegidas y buenas prácticas ambientales Guardias Forestales y de Generación CHM Gestión ambiental Estructura del Plan de Manejo Ambiental Todas las centrales marzo abril Procedimientos técnicos para el control de derrames por hidrocarburos Prevención de la contaminación Gestión de desechos sólidos Gestión de residuos sólidos, identificación de desechos peligrosos, uso de dispositivos de control de derrames, buenas prácticas ambientales y uso de quipos de protección personal. Gestión de residuos sólidos, identificación de desechos peligrosos, uso de dispositivos de control de derrames, buenas prácticas ambientales. Gestión de residuos sólidos, peligrosos y concientización ambiental. Cuadrilla de obras civiles Personal a cargo del plan de retiro de la Central Térmica Monay Administración Personal de limpieza contrata Gestión ambiental Estructura del Plan de Manejo Ambiental Todas las centrales mayo julio septiembre Estrategia 2.3: Participar en los diferentes programas y proyectos de conservación protección y uso sustentable de los recursos naturales - Funcionarios de la empresa ELECAUSTRO participaron en el desfile por el: DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE, evento organizado por la Gobernación del Azuay, el día 5 de junio Funcionarios públicos y representantes comunitarios del Perú, relacionados al manejo hídrico, en su interés de tomar como modelo de gestión las actividades emprendidas por el Consejo de Cuenca del río Machángara en el manejo de fuentes hídricas y relación comunitaria, visitaron las instalaciones hidroeléctricas de la empresa ELECAUSTRO ubicadas en la zona, además de conocer a detalle las acciones que ha venido desempeñando el Consejo durante estos 16 años de creación. - El 27 de septiembre de 2014 y presidido por ELECAUSTRO se realizó la celebración de los 16 años de creación del Consejo de Cuenca del río Machángara, en el aula magna de la Universidad de Cuenca, con la participación de todos los organismos que lo conforman y representantes de las comunidades beneficiadas. - El equipo de ELECAUSTRO obtuvo el tercer lugar en el concurso: EL RETO CERES, organizado por la Corporación Ecuatoriana de Responsabilidad Social en el cual los equipos participantes debieron cumplir un reto diario durante cinco días, mismo que puso a prueba su capacidad de trabajo en equipo, su ingenio y sus conocimientos sobre responsabilidad social. ELECAUSTRO es miembro activo de CERES. - Se ha trabajado en la recopilación de toda la información concerniente a las diferentes actividades que realiza la empresa ELECAUSTRO en cuanto a Responsabilidad Social Empresarial se refiere, con la finalidad de contar con un documento que respalde nuestro trabajo basado en un nuevo modelo de gestión. Estrategia 3.1: Incrementar la participación de pasantes, practicantes y tesistas - En la Unidad de Supervisión de Saymirín durante este periodo se ha tenido la vinculación de 7 tesistas y 3 practicantes de la Universidad de Cuenca, del área de Ingeniería Eléctrica. Adicionalmente la vinculación de 2 practicantes de la Universidad Católica, del área de Ingeniería Civil. 2329 - En la Dirección de Planificación y Mercadeo se ha tenido la participación de un practicante de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Cuenca. - Se ha tenido la vinculación de tesistas a través de los siguiente Convenios Específicos: Entre ELECAUSTRO y la estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana, Rosalba Meneses, para desarrollar la tesis de graduación titulada Valoración de consorcios microbianos en la bio-remediación de hidrocarburos HAP s. La tesis está en proceso de revisión por parte de la Universidad. En el mes de junio de 2013 se firmó un Convenio Específico con dos estudiantes de la carrera de Ingeniería de Turismo de la Universidad de Cuenca para desarrollar la tesis de pregrado Estudio de Factibilidad para la Implementación de un centro de Interpretación Ambiental en el Parque Eólico Minas de Huascachaca. Los estudiantes han concluido la tesis y luego de cumplir los requisitos reglamentarios se han incorporado profesionalmente. Dos grupos de estudiantes de la Escuela de Turismo de la Facultad de Ciencias de la Hospitalidad de la Universidad de Cuenca han denunciado sus temas de tesis en torno al Proyecto Eólico Minas de Huascachaca. Se espera la aprobación de la Gerencia para proceder con la elaboración de los Convenio Específicos. Con el estudiante Víctor Oswaldo Matute Pinos de la Universidad de Cuenca, escuela de Ingeniería Eléctrica para El Análisis de Factibilidad de Generación Eléctrica a Pie de la Represa de Chanlud. Con el estudiante Edgar Santiago Llivicura Yunga de la Universidad de Cuenca, escuela de Ingeniería Eléctrica para realizar el Manual para Operación y Mantenimiento de la Mini Central Gualaceo. Estrategia 3.2: Implementar convenios con micro-empresas para reciclaje de residuos de la Empresa : No se ha implementado ningún convenio al momento, en vista que el material de reciclaje es entregado directamente a la EMAC, de acuerdo a la normativa ambiental vigente. Estrategia 3.4: Implementar programas de capacitación medio ambiental y de salud en las escuelas del área de influencia - Como parte de la política de Responsabilidad Social, dentro del Programa de Educación Ambiental APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS PARA LA PREVENCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS durante el período se han realizado siete recorridos con escuelas del cantón a la represa de Chanlud. Durante el recorrido, se realizan actividades para sensibilizar a los niños en la protección y uso eficiente de los recursos naturales mediante la siembra de plantas forestales y un taller de reciclaje. Las 7 escuelas que realizaron los recorridos a las centrales de ELECAUSTRO incluyeron 265 niños y 21 docentes. 2430 Puesto Escuela FECHA 1 Zoila Esperanza Palacio 16/01/ Eugenio Espejo 13/02/ La Asunción 07/03/ Ricardo Muñoz Chávez 04/04/ Alfonso Carrión Heredia 02/05/ Francisca Arízaga 06/06/ Isaac a. Chico 20/06/2013 El total de niños que han formado parte de este programa desde el año 2006 es de Para el año lectivo la empresa ELECAUSTRO y la Revista Infantil CHISPIOLA, convocarán para el mes de diciembre al: II CONCURSO INTERESCOLAR DE MAQUETAS CON MATERIAL RECICLADO SOBRE: CUENCA PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD, del cual se elegirán a las siete escuelas ganadoras que formarán parte de este proyecto. - Dando cumplimiento a la entrega del premio por parte de la empresa ELECAUSTRO, a la escuela José Peralta de la Parroquia de CHIQUINTAD, como ganadora del concurso de carteleras reciclables: LA NATURALEZA TE NECESITA, organizado por el Consejo de Cuenca del río Machángara, la visita a la central hidroeléctrica de Saucay y a la Represa de Chanlud, se realizó el día viernes 27 de junio de 2014, con la asistencia de 36 alumnos y 4 profesores - Se han realizado actividades encaminadas a la atención de salud preventiva y curativa en las poblaciones aledañas a los proyectos. En este sentido se organizaron brigadas médicas, para lo cual se contactó con la Fundación DONUM, que tiene 20 años de labor en el área de salud, brindando una atención especializada a las personas de recursos socio-económicos limitados y cuentan con su propia casa asistencial y un equipo profesional de médicos. - Se estableció acuerdos con el responsable del Subcentro de Salud de la comunidad de Uchucay, para realizar con el apoyo de ELECAUSTRO, reuniones con los representantes de las comunidades y escuelas aledañas para explicar el proyecto de Brigadas Médicas y así poder fijar un cronograma de visitas, puesto que estas comunidades están dentro del régimen de educación de la Costa. Objetivo 5: Mantener un clima organizacional sano y sustentable Estrategia 1.4 Fomento para la presentación de ponencias en eventos relacionados con las actividades de la empresa : La Unidad de Supervisión de Ocaña ha presentado la ponencia: Acciones de socialización con moradores zona Ocaña II visitas ilustrativas a Central Ocaña. 2531 IV.2. DESARROLLO DE PROYECTOS IV.2.1. Proyecto Hidroeléctrico Múltiple Soldados-Yanuncay. Las principales actividades desarrolladas durante el periodo enero septiembre de 2014 son: NOMBRE PROYECTO ACTIVIDADES PROYECTO SOLDADOS YANUNCAY ESTADO (EN PROCESO / FINALIZADO) Contrato Estudios de Factibilidad y Diseños Definitivos del Proyecto Hidroeléctrico Soldados- Yanuncay (fase 2) Aprobación de los Informes finales de la fiscalización y veeduría, liquidación económica. Suscripción de las actas entrega recepción de los contratos de fiscalización, el 18 de febrero del Una vez culminado el Estudio de Impacto Ambiental, con la participación de los facilitadores designados por el Ministerio del Ambiente, se realizó el proceso de Participación Social, ejecutándose la Audiencia Pública el día 7 de marzo de 2014, para lo que fue necesario, previamente, realizar el recorrido con los facilitadores, abrir las mesas de información del proyecto, convocar y ejecutar la Audiencia Pública. Luego de esto, el MAE mediante oficios MAE-CGZ6-DPAC y 1508 aprobó los informes de los procesos, presentado por los facilitadores. Sobre esta base, se ha iniciado los trámites en el MAE para la aprobación los EIAD tanto del aprovechamiento Hidroeléctrico, como de la Línea de Trasmisión Soldados- Yanuncay Turi. En el desarrollo del proyecto, durante el periodo enero - septiembre se realizaron los pagos de liquidación de la fiscalización por USD ,36; por la veeduría se canceló $ ,00, y por la ayudantía de fiscalización $ 5.416,76. EN EJECUCIÓN IV.2.2. Proyecto hidroeléctrico Saymirín V. Como se mencionó anteriormente, dentro del periodo enero septiembre de 2014 se culminó la construcción de Saymirín V, el 13 de agosto inició la operación experimental y el 29 de agosto la operación comercial, por lo que para llegar a cumplir este objetivo se desarrollaron las siguientes actividades: A cargo de la compañía SIPETROL: - Realización de los hormigones de segunda y tercera etapa, en coordinación con el Contratista del Equipamiento Electromecánico. - Trabajos de remediación final en la escombrera. A cargo del Consorcio Ecuatoriano de Hidrogeneración (CEDHI se desarrollaron las siguientes actividades: - Acople del Generador y Carcasa en fábrica. - Culminación de la instalación del Sistema Contra incendios en la parte de extinción y monitoreo. - Montaje de las canaletas en el área de control y potencia. 2632 - Montaje de los tableros de alta tensión. - Instalación de los tableros del sistema de auxiliares. - Pruebas en el banco de baterías y su cargador. - Instalación del Sistema de barra segura - Montaje del transformador de servicios auxiliares. - Instalación del sistema contraincendios automático y de climatización de precisión en el cuarto de servidores. - Implantación y nivelación de las carcasas de las unidades de generación. - Soldadura, ensayos no destructivos y pruebas de sobrepresión en los distribuidores de cada unidad. - Ensamblaje de los inyectores en fábrica con presencia del personal de fiscalización y ELECAUSTRO. - Montaje de los interruptores en la barra de media tensión 6,3 kv. - Montaje de los tableros de protecciones, tanto para las unidades como para la subestación. - Recepción en el proyecto (Central Saymirín) de todo el equipamiento de los Generadores. - Instalación de las luminarias en el patio de la Central Saymirín. - Análisis de las lógicas de la central en conjunto con el personal de Fiscalización y Supervisión. - Pruebas FAT de los tableros de control de unidad. - Instalación de los inyectores y sistema de los deflectores en las dos unidades. - Se inicia el montaje de la instalación de los generadores. - Se inicia con el cableado de las señales de la Unidad N 1 para el control SCADA. - Se realiza el trabajo de hormigonado en la vía de acceso a casa de máquinas. - Se realizan las pruebas de los medidores de energía con el CENACE. - Se comienzan las pruebas experimentales de la Central con resultados satisfactorios - Se realizan satisfactoriamente las pruebas preoperacionales y se declara operativa las Unidades de Generación - Comienza la Operación asistida de la Central con el personal de los dos Contratistas. - Instalación del sistema contra incendios automático y de climatización de precisión en el cuarto de servidores. - Implantación y nivelación de las carcasas de las unidades de generación. - Soldadura, ensayos no destructivos y pruebas de sobrepresión en los distribuidores de cada unidad. - Ensamblaje de los inyectores en fábrica con presencia del personal de fiscalización y ELECAUSTRO. - Montaje de los interruptores en la barra de media tensión 6,3 kv. - Montaje de los tableros de protecciones, tanto para las unidades como para la subestación. - Recepción en el proyecto (Central Saymirín) de todo el equipamiento de los Generadores. - Instalación de las luminarias en el patio de la Central Saymirín - Análisis de las lógicas de la central en conjunto con el personal de Fiscalización y Supervisión. - Tendido del cable de media tensión. - Fusión y Certificación de la fibra óptica en los enlaces de Sinincay hasta el cuarto de servidores hasta Saymirín V. - Instalación de los inyectores y sistema de los deflectores en las dos unidades. - Se inicia el montaje de la instalación de los generadores. 2733 - Se desarrollan las pruebas y puesta en operación. - Operación asistida. - Revisión y calibración luego de las horas de operación. Dentro de las actividades realizadas por parte de la fiscalización se enumeran a continuación las más relevantes: - Participación activa del Director de Fiscalización con su equipo de residentes en el área civil, mecánica y eléctrica, así como también con el experto en el área de Medio Ambiente. - En la parte de la Ingeniería Eléctrica y Mecánica los expertos de la Fiscalización han revisado los equipos eléctricos para la recepción provisional en bodegas o en obra. - Participación en las etapas de pruebas, puesta en operación y operación asistida. IV.2.3. Proyecto Eólico Minas de Huascachaca Durante enero septiembre de 2014 se ha venido ejecutando los estudios complementarios del proyecto eólico Mina de Huascachaca, las principales actividades desarrolladas en cada uno de ellos son: NOMBRE PROYECTO ACTIVIDADES ESTADO (EN PROCESO / FINALIZADO) Contrato Principal N , Complementario 1 N y Complementario 2 N Diseños Definitivos de las vías de acceso del Proyecto Eólico Minas de Huascachaca Se ha cumplido con la revisión, aprobación y pago de la totalidad del contrato principal y contrato complementario 1. Suscripción del segundo contrato complementario para la realización del diseño de la escombrera del proyecto. Revisión y aprobación de la planilla y del informe sobre el diseño de las escombreras, objeto del segundo contrato complementario EN EJECUCIÓN Contrato N Asesoría Técnica para la Elaboración de Términos de Referencia para la Construcción del Proyecto Eólico Minas de Huascachaca Revisión y pago de la planilla única presentada el 17 de enero de 2014 mediante oficio No PEMH del 17 de enero de 2014 por $4.700,00 sin IVA, Se Suscribe el acta de entrega recepción única el 07 de abril de FINALIZADO 2834 Contrato N Complementario N Estudio Eléctrico de Interconexión del Proyecto Eólico Minas de Huascachaca al Sistema Nacional de Transmisión del Ecuador. Con Oficio Quito, DM, 21 de febrero de 2014, el consultor hace entrega oficial del Estudio Eléctrico de Interconexión del Proyecto Eólico Minas de Huascachaca, que incluye los estudios en estado estacionario y dinámico. Se aprueba por parte de la administración del contrato, el informe final del Estudio Eléctrico de Interconexión del PEMH en estado estacionario y dinámico, así como la planilla para el pago del monto total del contrato principal, cuyo monto USD $ sin IVA. Se suscribe el contrato complementario N , el 12 de mayo de 2014, para realizar el análisis técnico económico para la selección y dimensionamiento del transformador de potencia de la S/E Uchucay, el estudio de protecciones eléctricas y el estudio de calidad de energía. Con fecha 8 de mayo de 2014, se envía a CELEC-EP- TRANSELECTRIC la solicitud de factibilidad de conexión del Proyecto Eólico Minas de Huascachaca al SNT, en donde se adjunta los estudios elaborados por el consultor. Con Oficio N HEC del 11 de junio de 2014 el consultor entrega los informes preliminares correspondientes al contrato complementario: Estudio de coordinación de protecciones eléctricas y Dimensionamiento conexionado del transformador de potencia de la S/E Uchucay. EN EJECUCIÓN Contrato N "Estudio de Perforaciones y Ensayos Geotécnicos del Proyecto Eólico Minas de Huascachaca" Contrato N Diseños Definitivos de la Interconexión del Proyecto Eólico Minas de Huascachaca al Sistema Nacional de Transmisión del Ecuador. Revisión y aprobación del informe final. Revisión y aprobación de la planilla de pago del informe final. Revisión y pago de la factura del informe final Suscripción del acta de entrega recepción el 23 de junio de Con Oficio N EPTEC-ELECAUSTRO-011 del 3 de abril de 2014 el consultor entrega el informe TOMO 2: GEOLOGÍA Y GEOTECNICA para la interconexión del PEMH. Con Oficio N EPTEC-ELECAUSTRO-015 del 21 de abril el consultor hace entrega del TOMO 5: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO de la interconexión del PEMH. Con Oficio N EPTEC-ELECAUSTRO-017 del 5 de mayo el consultor presenta a ELECAUSTRO los entregables: - TOMO 1: INFORME DE TOPOGRAFÍA - TOMO 3: DISEÑO DEFINITIVO DE LAS SUBESTACIONES UCHUCAY Y LA PAZ. - TOMO 4: DISEÑO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN. - TOMO 6: PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. - TOMO 7: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Se aprueba y efectúa los siguientes pagos con cargo a este contrato: - Planilla # 1 por avance de actividades mensuales por un monto de USD$ ,00 sin IVA. - Planilla # 2 por avance de actividades mensuales por un monto de USD$ ,20 sin IVA. FINALIZADO EN EJECUCIÓN Se aprueba el TOMO 2: INFORME DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA. Se recibe por parte del CONELEC una solicitud de información adicional al EIAD de la interconexión del PEMH, la cual fue remitida, en lo que corresponde, al Consultor encargado para que se entregue lo solicitado. IV.2.4. Proyecto hidroeléctrico Ocaña II La asociación Española - Ecuatoriana GAS NATURAL FENOSA - ASTEC, encargada de llevar a cabo los estudios de factibilidad y diseños definitivos del Proyecto Hidroeléctrico Ocaña II (La Unión), mediante contrato suscrito entre ésta y el Instituto Nacional de Preinversión -INP-; una vez que se ha demostrado la factibilidad del proyecto y que el informe final de fase 1 ha sido presentado a satisfacción del INP y ELECAUSTRO, el 4 de 2935 junio de 2014 dio inicio a la fase 2 - diseño definitivo del proyecto -, el mismo que a septiembre/2014 reporta interesantes avances en la mayoría de sus componentes. ELECAUSTRO por su parte realiza el trabajo de supervisión de los estudios y diseños. De los estudios de factibilidad se concluye que con un caudal de 20 m 3 /s el proyecto generaría 29 MW, con lo que conjuntamente con la Central Ocaña constituirían el complejo hidroeléctrico Ocaña de 55 MW. Luego de la captación, ubicada aguas abajo de la Central Ocaña I, el volumen de agua se lo conduciría por una tubería de 2610 metros de longitud, 2,60 metros de diámetro, hasta el ingreso a un túnel con una longitud aproximada de 3270 metros, con sección óptima de 3,70 m x 3,70 m, de acuerdo a los resultados de los estudios realizados hasta la fecha, siempre en búsqueda de la alternativa más conveniente económica, técnica y ambiental para el proyecto, su buen funcionamiento y el interés nacional. Desde el portal de salida del túnel, el agua se conduciría a través de una tubería de presión de 800 m de longitud aproximada, y con una caída bruta de 186,59 m, con lo que se podría generar 29 MW en la Central Hidroeléctrica Ocaña II (La Unión), la misma que se proyecta ubicarla 450 metros aguas abajo del sitio denominado La Unión, entre los ríos Cañar y Tigsay, ya que esta alternativa brinda mayores ventajas para el proyecto en cuanto a seguridad y producción de energía. Para el acceso a casa de máquinas será necesaria la construcción de un puente desde la orilla derecha hacia la izquierda, por una vía actualmente en uso, cuyo mejoramiento será necesario. IV.2.5. Proyecto de Rehabilitación de la Mini Central Hidroeléctrica Gualaceo. Las actividades realizadas en la Mini central Gualaceo se han centrado especialmente en las siguientes: Equipamiento electromecánico: el equipamiento electromecánico contratado con la empresa DELTA Delfini & Cía. S.A., se ha obtenido el siguiente avance: - Aprobación de la Ingeniería de detalle por parte de la Fiscalización. - Pedido de los materiales necesarios para la construcción de los sistemas mecánicos de la unidad de generación - Prueba del modelo reducido del rodete en las instalaciones de DELTA Delfini, con la asistencia de Fiscalización y Supervisión 3036 - Pedido y la construcción del rodete tipo Pelton según consta en la ingeniería de detalle - Se comienza los trámites de embarque para el transporte desde la fábrica Marrelli hasta el puerto de Guayaquil. - Pedido a la fábrica INATRA del transformador de potencia. - La válvula de guardia con sus equipos anexos se encuentran en el país luego de realizar los respectivos trámites de importación. - Se termina el montaje del puente grúa. - Se termina el armado de los tableros de Control, Protecciones y Servicios Auxiliares. - Se realiza con el montaje de la parte mecánica de la turbina como el distribuidor y carcasa colocando además el hormigón de segunda etapa para fijar los mencionados elementos. Obras Civiles: Dentro del contrato de las Obras Civiles se ha desarrollado las siguientes actividades: - Apertura de las vías para la Captación y Casa de Máquinas. - Demolición de estructuras existentes en azud colapsado. - Retiro del material azolvado de Conducción. - Limpieza de túnel de Conducción. - Desmontaje de la tubería de presión existente - Se analiza la propuesta del cambio de ruta y de la especificación técnica de la tubería de presión. - Se comienza la construcción del muro, ataguía y dentellón en la zona del azud - Se termina la rehabilitación de las paredes del canal de conducción. - Se inicia los trabajos de limpieza y pintura de la tubería de presión. - Se encuentra en fase de instalación la tubería de presión incluyendo además las juntas de Dilatación - Se termina la construcción de la Casa de Máquinas incluyendo el pintado interior y exterior - Se realiza la colocación de la mampostería, pintado y colocación de las ventanas de aluminio en la casa de guardianía. - Se comienza con la fundición del cuerpo del azud, así como de los disipadores de energía. Línea de Evacuación de Energía: El 24 de julio de 2014 se suscribe el Contrato N con la empresa Consmontenegro Cía. Ltda. para la Construcción de la Línea Trifásica de 22 kv, de 1,24 km de longitud, con un plazo de ejecución de 60 días calendario. En este Contrato se ha desarrollado las siguientes actividades: - Se ha realizado el vestido de las estructuras de los postes de la línea y el tendido de cable, calibración y amarre del conductor. - Se han realizado las coordinaciones necesarias con la empresa distribuidora de energía CENTRO SUR, para realizar los trabajos con las mínimas suspensiones de la línea para finalizar su interconexión. - El material retirado de la línea monofásica ha sido reingresado a las bodegas de la CENTRO SUR. 3137 - Se ha finalizado el montaje de la Línea en su totalidad, para los próximos días iniciar el proceso de entrega recepción provisional tanto a la CENTRO SUR como a ELECAUSTRO Fiscalización: Dentro de las actividades realizadas por parte de la fiscalización se numera a continuación las más relevantes: - Participación activa del Director de Fiscalización con su equipo de residentes en las áreas civil y eléctrica, así como también del experto en el área de Medio Ambiente. - En el área mecánica el experto de la Fiscalización ha estado en constante revisión de la Ingeniería de Detalle presentada por DELTA Delfini y de las especificaciones de la tubería de presión. IV.3. CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS En el período enero - septiembre de 2014 se suscribieron 58 contratos y 8 convenios. Los contratos suscritos son los siguientes: Número Fecha Contratista Monto Objeto CONTRATO DEL PROCESO DE RE-EEGA PARA "APRENDIZAJES 1 06/01/2014 PUBLIGESTIÓN CÍA. LTDA. (LCDA. DIANA ARÉVALO GUZMÁN) SIGNIFICATIVOS PARA LA PREVENCIÓN DE IM PACTOS AM BIENTALES 20, NEGATIVOS" CONTRATO COM PLEM ENTARIO AL CONTRATO PARA EL "DISEÑOS DEL 2 18/01/2014 ARQ. PEDRO ESPINOZA ABAD PLAN M ASA DEL ÁREA ADM INISTRATIVA Y BODEGA DE LA CENTRAL 6, TÉRM ICA EL DESCANSO" EEGA "CONSTRUCCIÓN EM ERGENTE DE M UROS EN LA VÍA 3 27/01/2014 ING. HUGO FRANCISCO HIDALGO ALVARADO 17, LABRADO - TUÑI" M CO-EEGA "CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TAPAS CARRASCO RFV CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA. (INGENIERO VLADIM IR 4 03/02/2014 PRETENSADAS DE HORM IGÓN PARA EL CANAL LABRADO - TUÑI, VARIOS CARRASCO CASTRO) 97, SECTORES" EEGA "FISCALIZACIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN EM ERGENTE 5 07/02/2014 ING. M ARCELO GUERRERO ÁLVAREZ 1, DE M UROS EN LA VÍA LABRADO - TUÑI" EM PRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. (ABOGADO CONTRATO DE SERVICIOS Y DESCUENTOS DE CORREOS DEL ECUADOR 6 17/02/2014 PEDRO MALDONADO U. - GERENTE ZONAL 6) 0.00 CDE EP CONTRATO DE EM ERGENCIA DE-EEGA "REPARACIÓN DEL 7 12/03/2014 TURBO TECHNOLOGY S.A. (INGENIERO IVAR KOEK GERARD CAROL) 37, CIGÜEÑAL DEL GRUPO NRO. 3 DE LA CENTRAL EL DESCANSO" CONTRATO RE-EEGA "ADQUISICIÓN DE DOS FILTROS FSCHEM S.A. (INGENIERO WILSON ENRIQUE FARFÁN LUZURIAGA, CENTRÍFUGOS PARA ACEITE LUBRICANTE M ARCA M ANN+HUM M EL 8 14/03/2014 GERENTE GENERAL) M ODELO FS4-FM 600-LF PARA LOS M OTORES SEM T-PIELSTICK M ODELO 8, PC2-5V DE LA CENTRAL EL DESCANSO" CONTRATO RE-EEGA "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA TURBO CARGADORES M ARCA NIIGATA-NAPIER M ODELO NHP-40BS, 9 14/03/2014 ING. JORGE IVÁN CARRERA ESPINOZA SERIE ESPECIFICACIÓN RK/EM 4-431/YF-192 DE LOS M OTORES NIIGATA-SEM T PIELSTICK M ODELO 14PC2-5V, CENTRAL 37, TERMOELÉCTRICA DE EL DESCANSO" CONTRATO RE-EEGA "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA M AN DIESEL & TURBO CHILE (ING. CRISTIANO M ULLER, GERENTE 10 14/03/2014 M OTORES NIIGATA - SEM T PIELSTICK M ODELO 14PC2-5V, SERIES GENERAL) 543, /53709/53710/53711, CENTRAL TERMOELÉCTRICA EL DESCANSO" CONTRATO CDC-EEGA "M ONITOREO BIÓTICO DEL COM PLEJO 11 19/03/2014 BIÓLOGO JORGE DAVID NEIRA GARCÍA 11, HIDROELÉCTRICO MACHÁNGARA" CONTRATO DE PUBLICIDAD: ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA FUNDACIÓN BIENAL DE CUENCA (M ST. KATYA CAZAR ALM ACHE, 12 20/03/2014 DIFUSIÓN DE LA M ARCA CORPORATIVA DE ELECAUSTRO S.A. EN LOS DIRECTORA EJECUTIVA) 3, EVENTOS QUE REALIZA LA BIENAL DE CUENCA CONTRATO A PLAZO FIJO CON PERÍODO DE PRUEBA, GUARDÍAN DE 13 13/03/2014 M ARCOS VINICIO SÁNCHEZ ARÉVALO 1, GENERACIÓN CONTRATO CDC-EEGA "EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE 14 20/03/2014 CONSULPROY CÍA. LTDA. (INGENIERO PAÚL QUEZADA PALOM EQUE) 51, ESCOMBRERAS Y TALÚDES EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA OCAÑA" CONSTANTINE CASTRO CÍA. LTDA. (SEÑOR ROLANDO CONSTANTINE CONTRATO SIE-EEGA "SERVICIO DE LIM PIEZA PARA LAS 15 25/03/2014 CASTRO, REPRESENTANTE LEGAL) 16, OFICINAS DE ELECAUSTRO S.A." SIE-EEGA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GUARDIANÍA COM PAÑÍA DE SEGURIDAD SEGPLUS CÍA. LTDA. (SGTO. HERIBERTO PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE: OFICINAS ADM INISTRATIVAS, 16 25/03/2014 ANGAMARCA VALDEZ, REPRESENTANTE LEGAL) CENTRAL TERM OELÉCTRICA EL DESCANSO, CENTRAL TERM OELÉCTRICA 104, SAUCAY, CENTRAL HIDROELÉCTRICA OCAÑA" CONTRATO DE ARRENDAM IENTO OFICINAS ADM INISTRATIVAS 17 01/02/2014 KURT HEIM BACH 4, ELECAUSTRO S.A. "CONTRATO COM PLEM ENTARIO AL CONTRATO NRO PARA CONSORCIO ECUATORIANO DE HIDROGENERACIÓN CEDHI REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 18 08/04/2014 (PROCURADOR COMÚN, INGENIERO RICCARDO DELFINI MATHEUS) SAYM IRÍN V; SUM INISTRO, M ONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN M ARCHA 724, DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS, MECÁNICOS Y DE CONTROL" SIE-EEGA "DOTACIÓN DE ZAPATOS DE CAM PO Y OFICINA PARA 19 16/04/2014 CARM ÉN CECILIA YUNGA JADÁN 16, EL PERSONAL MASCULINO DE LA EMPRESA ELECAUSTRO S.A." SIE-EEGA "DOTACIÓN DE CASACAS, PANTALONES, CAM ISAS, 20 21/04/2014 ELSA M ARINA SOTO CEPEDA 18, PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LA EMPRESA ELECAUSTRO S.A." SIE-EEGA "DOTACIÓN DE TERNOS DE CASIM IR Y CAM ISAS DE 21 21/04/2014 SEÑOR LAURO GUSTAVO BACULIMA PALOMEQUE VESTIR PARA EL PERSONAL M ASCULINO DE LA EM PRESA ELECAUSTRO 7, S.A." "CONTRATO DE CRÉDITO Y FIDEICOM ISO DESTINADO A FINANCIAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y OBRAS COM PLEM ENTARIAS PARA LA 22 08/04/2014 BANCO DEL ESTADO, BANCO CENTRAL DEL ECUADOR PUESTA EN M ARCHA DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAYM IRÍN - 520, PROYECTO SAYM IRÍN V, PROVINCIA DEL AZUAY" 3238 Número Fecha Contratista Monto Objeto 23 12/05/2014 CONSULTORACAV CÍA. LTDA. (ING. GONZALO CLAVIJO CAMPOS) CONTRATO COM PLEM ENTARIO AL CONTRATO NRO PARA REALIZAR EL "DISEÑO DEFINITIVO DE LAS VÍAS DE ACCESO DEL 35, PROYECTO EÓLICO MINAS DE HUASCACHACA" 24 12/05/2014 HELP ENERGY CONSULTORES (DR. ANDRÉS ROSALES ACOSTA) CONTRATO COM PLEM ENTARIO AL CONTRATO NRO PARA REALIZAR EL "ESTUDIO ELÉCTRICO DE INTERCONEXIÓN DEL PROYECTO 18, EÓLICO MINAS DE HUASCACHACA AL SNT DE ECUADOR" 25 14/05/2014 M ADIO S.A. (ABOGADA ALEXANDRA HERRERA BURGOS) "SIE-EEGA SUM INISTRO DE TUBERÍA DE POLIETILENO Y 33, ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE AGUA DE LA DELICIA" 26 15/04/2014 POLYGRAPH (ING. DARÍO VIZCAÍNO CARRERA - GERENTE GENERAL) "CONTRATO DE USO DEL SOFTWARE POLYGRAPH PSICOM ÉTRICOS Y 5, ACCESO A LA WEB POLYGRAPH PSICOM ÉTRICOS" 27 08/05/2014 SEÑORA M ARÍA SOLEDAD LAFEBRE "CONTRATO DE ARRENDAM IENTO DE LA OFICINA NRO. 508, UBICADO EN EL BLOQUE DE OFICINAS Y CONSULTORIOS DEL EDIFICIO PASEO DEL PUENTE" 28 23/05/2014 SOLPAC S.A. (INGENIERO CARLOS MUESES ENDARA) "SIE-EEGA REPARACIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS DE ESCAPE DE LOS M OTORES M ARCA NIIGATA - SEM T PIELSTICK M ODELO 14PC2-5V DE 49, LA CENTRAL EL DESCANSO" 29 23/05/2014 PUBLIGESTIÓN CÍA. LTDA. (LCDA. DIANA ARÉVALO GUZM ÁN) "RE-EEGA APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS PARA LA 23, PREVENCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS" 30 27/05/2014 CONSORCIO LABRADO TUÑI (ING. CARLOS MATUTE PALACIOS) "CONTRATO COM PLEM ENTARIO AL CONTRATO NRO PARA EL REVESTIM IENTO DEL PISO DEL CANAL LABRADO - TUÑI Y SELLADO DE 173, FISURAS" 31 21/05/2014 EM PRESA PÚBLICA M UNICIPAL DE ASEO DE CUENCA - EM AC EP "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL M ANEJO DE (INGENIERO CÉSAR ARÉVALO VÉLEZ, GERENTE GENERAL (E)) 0.00 DESECHOS SÓLIDOS INFECCIOSOS" "CONTRATO COM PLEM ENTARIO AL CONTRATO NRO PARA LA 32 06/06/2014 ING. MARCELO GUERRERO ÁLVAREZ FISCALIZACIÓN DEL REVESTIM IENTO DEL PISO DEL CANAL LABRADO - 14, TUÑI Y SELLADO DE FISURAS" 33 22/05/2014 EM PRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR S.A. (ING. JAVIER SERRANO LÓPEZ - AUTORIZADO POR LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR ELÉCTRICO DEL PAÍS) 2,651, CONTRATO SIGDE-2014 N PARA SUM INISTRAR EL "LICENCIAM IENTO DEL SOFTWARE ESRI (ENTERPRISE LICENSE AGREEM ENT - ELA) PARA LA GESTIÓN EFICIENTE E INTEGRADA DEL SISTEM A DE INFORM ACIÓN GEOGRÁFICA - SIG, DEL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO" CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EM PRESA E 34 14/06/2014 EM PREA PÚBLICA TAM E LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR "TAM E EP" 37, INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO POST - PAGO 35 12/03/2014 EM PRESA PÚBLICA M ANCOM UNADA DE ASEO INTEGRAL DEL PUEBLO "GESTIÓN Y M ANEJO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS EN EL ÁREA DE CAÑARI EMMAIPC EP (INGENIERO RAMIRO PADILLA JIMÉNEZ) 50, INFLUENCIA DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA OCAÑA" "GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS COM O UN PLAN DE M ANCOM UNIDAD DEL PUEBLO CAÑARI (ECONOM ISTA GUILLERM OS 36 04/07/2014 ADAPTACIÓN AL CAM BIO CLIM ÁTICO EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO ESPINOSA SÁNCHEZ) 189, CAÑAR" 37 07/07/2014 SEÑOR CARLOS ORELLANA ORELLANA "ENAJENACIÓN Y RETIRO DE LA CENTRAL M ONAY COM O BIEN 16, INSERVIBLE, EN DESUSO U OBSOLETO" 38 07/07/2014 SECRETARIA NACIONAL DE TELECOM UNICACIONES - SENATEL (ING. EDGAR OCHOA FIGUEROA DIRECTOR REGIONAL DEL AUSTRO) "RENOVACIÓN DE PERMISO DE OPERACIÓN DE RED PRIVADA" 39 15/07/ /07/ /08/ /08/2014 GOBIERNO AUTÓNOM O DESCENTRALIZADO M UNICIPAL INTERCULTURAL DEL CAÑAR. JUNTA DE AGUA POTABLE DE LA COM UNIDAD LA DELICIA. 52, "REHABILITACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SISTEM A DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LA DELICIA" "PROCESO M CO-EEGA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE CONSM ONTENEGRO CÍA. LTDA. (INGENIERA M ARÍA JOSÉ OCHOA LA LÍNEA TRIFÁSICA A 22 KV, DE 1,24 KM DE LONGITUD PARA EVACUACIÓN SALAM EA) 40, DE ENERGÍA DE LA MINICENTRAL GUALACEO" CONTRATO PROCESO SIE-EEGA "ADQUISICIÓN DE M UEBLES DE QUILM UR IM PORTACIONES CÍA. LTDA. (SEÑORA SAM ANDA CATALINA OFICINAS PARA LA EM PRESA ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO M URILLO RIVADENEIRA) 8, ELECAUSTRO S.A." ASTUDILLO GUILLÉN CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CÍA. LTDA. (INGENIERO MARCELO ASTUDILLO GUILLÉN) 1,884, CONTRATO COM PLEM ENTARIO AL CONTRATO NRO SUSCRITO PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES PARA LA REHABILITACIÓN DE LA MINICENTRAL HIDROÉLECTRICA GUALACEO CONSTRUCCIÓN EM ERGENTE DE M UROS DE CONTENCIÓN EN LA VÍA 43 14/08/2014 ING. ESTUARDO LÓPEZ 18, LABRADO TUÑI. CONTRATACI+ÓN DIRECTA DE CONSULTORIA CDC-EEGA PARA EL ANÁLISIS DE RIESTOS PARA LAS FASES DE CONSTRUCCIÓN, 44 18/08/2014 ING. GALO BECERRA VILLAGÓMEZ OPERACION Y M ANTENIM IENTO DEL PROYECTO EÓLICO M INAS DE 14,900, HUASCACHACA /07/2014 SR. GALO ANDRADE CONSTANTE CONTRATO M ODIFICATORIO AL CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA NO TRANSPORTE DE COM BUSTIBLE: CRUDO REDUCIDO DESDE LAS TERM INALES DE PETROECUADOR EN SHUSHUHINFI PROVINCIA DE SUCUM BÍOS, HASTA LA CENTRAL 83, TERMOELÉCTRICA DEL EL DESCANSO EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR /08/2014 ING. ESTUARDO LÓPEZ ULLAURI CONTRATO DE EM ERGENCIA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN 18, EMERGENTE DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA VÍA LABRADO-TUÑI /08/2014 ING. CARLA ZEAS GONZÁLEZ CONDICIONES PARTICULARES PARA EL PROCESO DE CONSULTORÍA PARA LA AUDITORÍA AM BIENTAL INTERNA DEL COM PLEJO HIDROELÉCTRICO M ACHÁNGARA, CENTRAL TERM OELÉCTRICA EL 34, DESCANSO Y CENTRAL HIDROELÉCTRICA OCAÑA, PERÍODO /08/2014 LUBRISA S.A. DRA. MARÍA DE LOURDES ABAD DONOSO PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA NO. SIE-EEGA PARA EL "SUM INSTRO EN CONSIGNACIÓN DE ACEITE LUBRICANTE A GRANEL PARA LOS MOTORES NIIGATA-SEMT PIELSTICK MODELO 14PC2-8, V DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA EL DESCANSO" /09/2014 TELDISCORP S.A. (SEÑOR ROGER PAÚL RECALDE NIOLA) 8, SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA NRO. SIE-EEGA "ADQUISICIÓN DE LICENCIAS WINDOWS 8 PROFESIONAL Y OFFICE STANDAR 2013" 50 09/09/2014 INCINEROX CÍA. LTDA. (INGENIERO DIEGO ROMÁN SILVA) CONTRATO PROCESO SIE-EEGA "RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS PELIGROSOS DE LA CENTRAL EL 22, DESCANSO" 51 21/08/2014 SAOREDES CÍA. LTDA. (B.A. JOSÉ GALARZA) CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REGULAR LAS CONDICIONES POR LAS CUALES SE RIGE EL SERVICIO DE HOSPEDAJE WEB DE NOMBRES DE DOMINIO DE INTERNET 52 10/09/2014 TRATAGUAS CÍA. LTDA. (INGENIERO MARCO ALCIBER CALLE GONZÁLEZ) CONTRATO PROCESO SIE-EEGA "PROVISIÓN DE PANELES Y REPARACIÓN DE LA TORRE DE AGUA DE ENFRIAM IENTO DEL GRUPO 14, NRO. 1 DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA EL DESCANSO" 53 15/09/2014 INGENIERO SANTIAGO GONZÁLEZ FAJARDO CONTRATO PROCESO M CBS-EEGA "M ANTENIM IENTO DE LAS 24, ÁREAS VERDES DE LAS CENTRALES EL DESCANSO Y SAUCAY" 54 22/09/2014 PALACIOS SOFTWARE CÍA. LTDA. (ING. FABRICIO PALACIOS CORDERO) SIE-EEGA "ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA PERPETUA DE 29, ORACLE FORMS AND REPORTS 1 PROCESADOR" 55 18/09/2014 INGENIERO JORGE CARRERA ESPINOZA 9, CDC-EEGA "ESTUDIO TÉCNICO ECONÓM ICO PARA LA M ODERNIZACIÓN DE LOS REGULADORES DE VELOCIDAD DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAUCAY" CDC-EEGA "DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y PAISAJÍSTICO DEL 56 24/09/2014 INGENIERO JUAN VILLAVICENCIO LÓPEZ 17, CAMPAMENTO DE CAPTACIÓN DE LA CENTRAL OCAÑA" 57 24/09/2014 SEÑORA LOURDES PATRICIA M ALDONADO QUINTEROS SIE-EEGA "ADQUISICIÓN DE ACEITE LUBRICANTE PARA LA 9, CENTRAL HIDROELÉCTRICA OCAÑA" 58 15/09/2014 UNIVERSIDAD DE CUENCA, PREFECTURA PROVINCIAL DEL AZUAY, ETAPA EP, JUNTA GENERAL DE USUARIOS DEL SISTEM A DE RIEGO M ACHÁNGARA "ACORDAR LOS APORTES PARA FINANCIAR LA EJECUCIÓN DEL EVENTO DE COM M EM ORACIÓN DEL DÉCIM O SEXTO ANIVERSARIO DEL CONSEJO 2, DE LA CUENCA DEL RÍO M ACHÁNGARA" Con relación a los convenios, se han suscrito los siguientes: 3339 Número Fecha Contratista Monto Objeto 1 14/01/2014 VÍCTOR OSWALDO M ATUTE PINOS CONVENIO ESPECÍFICO PARA EL DESARROLLO DE TESIS DE GRADUACIÓN: "ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE GENERACIÓN ELÉCTRICA A PIE DE LA PRESA DE CHANLUD" 2 22/01/2014 CONSORCIO ECUATORIANO DE HIDROGENERACIÓN CEDHI ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORM ACIÓN ELECTRÓNICA ALM ACENADA EN EL DISCO DURO DEL SERVIDOR DE INGENIERÍA, AL 0.00 REALIZAR LA INTEGRACIÓN DE LA CENTRAL SAYM IRÍN AL SISTEM A SCADA DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO MACHÁNGARA ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD "INFORM ACIÓN TÉCNICA 3 03/02/2014 CORPORACIÓN CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA - CENACE SUM INISTRADA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS ELÉCTRICOS PARA LA 0.00 (INGENIERO GABRIEL ARGUELLO R.) INTERCONEXIÓN DEL PROYECTO EÓLICO M INAS DE HUASCACHACA DE 50MW AL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO DEL ECUADOR" 4 31/01/2014 GOBIERNO AUTÓNOM O DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA EL M ANTENIM IENTO VIAL EN LA 183, CAÑAR (DR. SANTIAGO CORREA PADRÓN) ZONA DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA OCAÑA 5 18/03/2014 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS E INFORM ACIÓN ASOCIACIÓN - GAS NATURAL FENOSA ENGINEERING - ASTEC TÉCNICA DE LOS SISTEM AS ELÉCTRICOS ECUATORIANO Y COLOM BIANO 0.00 (PROCURADOR COM ÚN - SEÑOR EDUARDO ALONSO) EN FORM ATO DEL SOFTWARE POWER FACTORY DE DIGSILENT. LÍNEA DE TRANSM ISIÓN OCAÑA I - OCAÑA II - LA TRONCAL 6 12/03/2014 EM PRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA COPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP - UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE (INGENIERO TITO TORRES SARM IENTO - GERENTE GENERAL) "CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA 0.00 REHABILITACIÓN, IM PLEM ENTACIÓN, OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTO DE LA RED DE M ONITOREO DE LAS PRESAS DE CHANLUD Y LABRADO" CONVENIO DE ASOCIATIVIDAD TEM PORAL PARA REALIZAR COM PRAS CORPORATIVAS NRO. SIGDE "LICENCIAM IENTO DEL SOFTWARE EM PRESA ELÉCTRICAS DEL ECUADOR, CENACE, INER, CONELEC, CELEC 7 06/03/ ESRI (ENTERPRISE LICENSE AGREEM ENT - ELA) PARA LA GESTIÓN EP, CNEL EP. EFICIENTE E INTEGRADA DEL SISTEM A DE INFORM ACIÓN GEOGRÁFICA - SIG, DEL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO" CONVENIO COM PLEM ENTARIO NRO. 1 AL CONVENIO DE ASOCIATIVIDAD TEM PORAL PARA REALIZAR COM PRAS CORPORATIVAS NRO. SIGDE "LICENCIAM IENTO DEL SOFTWARE ESRI (ENTERPRISE LICENSE 8 06/03/2014 EM PRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR - COCASINCLAIR EP. 48, AGREEM ENT - ELA) PARA LA GESTIÓN EFICIENTE E INTEGRADA DEL SISTEM A DE INFORM ACIÓN GEOGRÁFICA - SIG, DEL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO" IV.4. MANTENIMIENTOS REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE ELECAUSTRO IV.4.1. COMPLEJO HIDROELÉCTRICO MACHÁNGARA (CHM). - Mantenimiento del barraje de mando de inyectores y deflectores de las unidades 1 y 2 de Saucay. - Mantenimiento electromecánico de equipos de presas de Chanlud y Labrado. - Soterramiento de instalaciones de iluminación y comunicaciones en la Central Saucay - Adecuación y montaje de sistema de transmisión de posición del limitador de velocidad en el regulador de velocidad U2, de Saucay. - Medición termográfica en unidades de generación y sistemas auxiliares de las Centrales de Saymirín y Saucay. - Medición de vibraciones en todas las unidades de generación de las Centrales de Saymirín y Saucay. - Mantenimiento y calibración de reguladores de velocidad de las unidades 1 y 3 de la central Saucay. - Cambio de aceite de cojinetes de la unidad No. 6 de Saymirín. - Medición de espesores de tuberías de presión de las Centrales Saymirín y Saucay. - Desmontaje y montaje de rejilla principal de canal de conducción de Labrado-Tuñi, debido a trabajos de levantamiento de canal. - Mantenimiento general de válvula by-pass del sistema de válvula principal, unidad No. 6 de Saymirín. - Cambio de aceite del grupo olehidráulico del sistema de válvula principal de la unidad No.6 de la central Saymirín. - Mantenimiento general de compuertas en canales de conducción. - Mantenimiento general de válvula by-pass del sistema de válvula principal de la unidad 5 de Saymirín. - Medición termográfica en unidades de generación y sistemas auxiliares de las Centrales de Saymirín y Saucay. - Medición de vibraciones en todas las unidades de generación de las Centrales de Saymirín y Saucay. - Mantenimiento y pruebas de compuertas del canal Bocacaz-Dutasay. 3440 - Limpieza y re-barnizado de alternador y excitatriz de las unidades 1, 2, 3, 4, 5, y 6 de Saymirín. - Mantenimiento de disyuntor de la unidad 1 de Saucay. - Mantenimiento y prueba de compuertas Tuñi Labrado. - Cambio de silicagel de los transformadores de potencia y auxiliares de las Centrales Saymirín y Saucay. - Mantenimiento general y readecuación de compuertas del canal de conducción Labrado- Tuñi. - Cambio de aceite del cojinete turbina, Saymirín unidad No. 6 - Mantenimiento del cojinete axial de turbina, cambio de tres pastillas, Saymirín unidad No.6 - Mantenimiento general de compuertas Labrado Tuñi, adecuación en base a levantamiento de canal de conducción. - Mantenimiento del sistema de iluminación, Saymirín. - Mantenimiento del sistema de iluminación, Saucay. - Mantenimiento de sistemas eléctricos de campamentos del CHM. - Mantenimiento del sistema de iluminación de la represa de Chanlud. - Mantenimiento general de puente grúa de la Central Saucay. - Mantenimiento general de bancos de baterías Central Saymirín. - Mantenimiento general de banco de baterías Central Saucay. - Mantenimiento general de compresores. - Desmontaje y reparación de la protección del inyector inferior y deflector, Saucay U4. - Construcción de plataforma para la operación de la compuerta lateral, canal Tuñi Labrado - Operación experimental de las Central Saymirín V, unidades 1 y 2. A continuación se indica la información sobre mantenimientos preventivos predictivos y correctivos, que hayan implicado indisponibilidad de unidades de generación: DESCRIPCIÓN PROGRAMADOS EJECUTADOS NUMERO HORAS NUMERO HORAS Mantenimientos Preventivos Mantenimientos Predictivos Mantenimientos Correctivos No Aplica 2 12 TOTAL: Mantenimiento correctivo, revisión y calibración de reguladores de velocidad U3, U4. - Mantenimiento preventivo, vaciado del tanque de carga para inspección de nivel de sedimentos y toma de muestras, Saymirín Fases III-IV. - Mantenimiento preventivo, actualizar el firmware del Relé de Protección de línea, Saymirín Fases III-IV. - Mantenimiento preventivo, verificación del estado del conjunto turbina generador 1000 horas, Saymirín V, U1. - Mantenimiento preventivo, verificación del estado del conjunto turbina generador 1000 horas, Saymirín V, U2. - Mantenimiento preventivo, revisión general y ajustes mecánicos del sistema de lubricación de cojinetes, ajustes en el sistema de control de las unidades de generación 3541 En la parte administrativa, las principales actividades desarrolladas son las siguientes: - Ejecución de Pliego para la Reparación de partes y piezas de las turbinas Francis de Saymirín Fases III-IV. - Preparación de Pliego de Licitación para la Adquisición de nuevos sistemas de Regulación de Velocidad para la Central Hidroeléctrica Saucay. - Revisión y análisis sobre la metodología de la remuneración variable, reunión con el personal del CHM. - Gestión de repuestos de válvulas By-Pass de las unidades 3 y 4 de Saucay. IV.4.2. CENTRAL HIDROELÉCTRICA OCAÑA. - Mantenimiento y limpieza de los tableros de control, protecciones y sistemas auxiliares. - Medición de vibraciones mensual de las dos unidades de generación. - Mantenimiento del sistema de extracción de niebla de las dos unidades de generación. - Mantenimiento del sistema de frenado de las dos unidades de generación. - Mantenimiento de la planta de tratamiento de agua. - Cambio de luminarias en casa de máquinas por reflectores tipo LED. - Construcción y colocación de bases para los sensores de las compuertas de captación - Construcción y armado del serpentín para agua de refrigeración de la unidad 2. - Cambio de Aceite Cojinete de guía Superior unidades 1 y 2. - Cambio de puntas de agujas en la unidad 1. - Inspección del Sistema de turbina, inyectores, bocareles, deflectores y rodete de la U2. - Inspección y reparación de puente grúa. - Medición de espesores de la tubería de presión. - Mantenimiento General del generador de emergencia. - Limpieza de Reservorio. - Mantenimiento general compuertas MOG101, MOG102, MOG107, MOG105 y compuertas radiales. - Desmontaje de rejilla averiada del desarenador 1, en la bocatoma. - Cambio del cable del sensor y revisión del sensor de posición del deflector 4 de la U1. - Cambio de manómetro del regulador de velocidad, U1. - Cambio de aceite del tanque del regulador de velocidad de la U2. - Cambio de cable del sensor del deflector 1, U2. - Mantenimiento general de la planta de tratamiento de agua. - Revisión del rectificador A de sistemas de carga de baterías. - Mantenimiento general de puente grúa principal y auxiliar. A continuación se indica la información sobre mantenimientos preventivos predictivos y correctivos, que hayan implicado indisponibilidad de unidades de generación: DESCRIPCIÓN PROGRAMADOS EJECUTADOS NUMERO HORAS NUMERO HORAS Mantenimientos Preventivos Mantenimientos Predictivos Mantenimientos Correctivos No Aplica 7 40 TOTAL:42 - Mantenimiento programado, cambio de aceite de cojinetes guías, unidades 1, 2. - Mantenimiento correctivo, revisión de fugas de aceite en cojinete de empuje U1. - Cambio de puntas de agujas de los cuatro inyectores. - Mantenimiento correctivo, revisión de sensores de deflectores. - Mantenimiento correctivo, revisión de fugas de aceite en cojinete de empuje U2. - Mantenimiento correctivo, revisión del sistema de refrigeración U1. - Mantenimiento preventivo, inspección semestral de sistema de turbina. - Mantenimiento correctivo, corrección de puntos calientes en la línea de subtransmisión Cañar- Ocaña. - Mantenimiento preventivo, cambio de aceite de regulador de velocidad, U2 En la parte administrativa, las principales actividades desarrolladas son las siguientes: - Instalación y pruebas de rejillas en el desarenador. - Ingeniería, construcción, instalación y pruebas de serpentín del sistema de refrigeración del cojinete de empuje de la Unidad 2. - Elaboración de Pliego para adquisición de generador de emergencia. - Elaboración de Pliego para la adquisición de aceite lubricante. - Coordinación para trabajos en línea de subtransmisión Cañar-Ocaña. IV.4.3. MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA EL DESCANSO. Mantenimiento mayor de grupo N 3: - Control dimensional y pruebas no destructivas de sus elementos; cilindros, pistones, cabezotes, bielas, etc. - Bruñido de camisas y pruebas de rugosidad. - Cambio de chapas de biela, bancada y rines. - Mantenimiento de torre de enfriamiento, sus reductores y ventiladores, - Mantenimiento de filtro de aire, - Cambio de codo de tubería de escape, - Limpieza química y mecánica de enfriadores de aire, agua y aceite, - Mantenimiento de caldereta, válvulas, bombas y equipos de control, - Mantenimiento de generador, excitatriz y sus cojinetes, - Control de alineamiento, desacoplando el generador, - Cambio de rodamientos y sellos de bombas y motores de agua de camisas, agua de enfriamiento, pre-lubricación de aceite, forzadora de combustible, - enfriamiento de inyectores, - Mantenimiento completo de turbo-cargadores. Mantenimiento mayor de grupo #1: - Control dimensional y pruebas no destructivas de sus elementos; cilindros, pistones, cabezotes, bielas, etc. - Bruñido de camisas y pruebas de rugosidad. - Cambio de chapas de biela, bancada y rines. - Mantenimiento de torre de enfriamiento, sus reductores y ventiladores, - Mantenimiento de filtro de aire, - Limpieza química y mecánica de enfriadores de aire, agua y aceite, 3743 - Mantenimiento de caldereta, válvulas, bombas y equipos de control, - Mantenimiento de generador, excitatriz y sus cojinetes, - Control de alineamiento, desacoplando el generador, - Cambio de rodamientos y sellos de bombas y motores de agua de camisas, agua de enfriamiento, pre-lubricación de aceite, forzadora de combustible, enfriamiento de inyectores, - Mantenimiento completo de turbo-cargadores, - Pruebas de alarmas leves y graves, mantenimiento de disyuntor, - Limpieza de carter de aceite lubricante y aceite de balancines. - Pruebas operativas. Reparación del moñón #9 cojinete de anclaje, re-metalado y montaje de cojinete sobre-medida. Pruebas de alarmas leves y graves, mantenimiento de disyuntor, Limpieza de carter de aceite lubricante y aceite de balancines. Pruebas operativas. Reparación mediante embocinado de ejes de turbos, recuperando el asiento de los cojinetes y disminuyendo la vibración. Mantenimiento completo de caldero general. Mantenimiento de transformador de potencia de salida 20/24 MVA 22/6.3 KV, y de transformador de servicio interno de 800KVA 6.3 KV/220 V. Cambio de soportes de escape en la salida del codo del silenciador del grupo #1. Pintura de tanques de almacenamiento de combustible de residuo (3 tanques) y de diésel (2 tanques). Certificación de tanques de almacenamiento de combustible (residuo 3 tanques y diésel 2 tanques), pruebas de estanqueidad, medición de espesores, etc. Con la firma CONTROL INTERNACIONAL, firma certificada por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífico-ARCH. Montaje e instalación de compresores nuevos adquiridos mediante proceso de Subasta Inversa Electrónica. Montaje e instalación de filtros centrífugos de aceite en el grupo #4, consiguiendo una disminución de la presencia de material particulado de la combustión, en el aceite lubricante. A continuación se indica la información sobre mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos que hayan implicado para de unidades de generación. DESCRIPCIÓN PROGRAMADOS EJECUTADOS NUMERO HORAS NUMERO HORAS Mantenimientos Preventivos Mantenimientos Predictivos 7 7 Mantenimientos Correctivos No Aplica TOTAL: En la parte administrativa, se ha mantenido la administración de los siguientes contratos celebrados con las firmas ganadoras de las adquisiciones realizadas mediante pliegos a través del INCOP. - Aceite lubricante para los motores de la central El Descanso, CONTRATO N con la firma LUBRISA. 3844 - Productos químicos para el tratamiento de agua de enfriamiento y calderos de la central El Descanso, CONTRATO N con la firma TESQUIMSA. - Repuestos para los motores de la central El Descanso, CONTRATO N con la firma NIIGATA. - Repuestos para turbo-cargadores de los motores de la central El Descanso, CONTRATO N con el Ing. Jorge Carrera. - Repuestos para los motores de la central El Descanso, CONTRATO N con la firma MAN DIESEL. - Reparación del cigüeñal del grupo #3 en el moñón #9, CONTRATO DE EMERGENCIA N con la firma TURBO-TECHNOLOGY - Adquisición de dos filtros centrífugos de aceite lubricante para el grupo #4 de la central El Descanso, CONTRATO N con la firma FSCHEM Ecuador. - Reparación de cajas de válvulas de escape de los motores, CONTRATO N , con la firma SOLPAC S.A. - Reparación de la torre de enfriamiento del grupo #1 de la central El Descanso, CONTRATO N con la firma TRATAGUAS CIA. LTDA. - Aceite lubricante para los motores de la central El Descanso, CONTRATO N con la firma LUBRISA. IV.4.4. MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN EL SISTEMA SCADA. A continuación se indica la información sobre mantenimientos preventivos predictivos y correctivos en el sistema SCADA. Complejo Hidroeléctrico Machángara: - Chanlud: DESCRIPCIÓN TIPO MANTENIMIENTO (PREVENTIVO/ PREDICTIVO/ CORRECTIVO) NÚMERO DE HORAS ESTADO (EN EJECUCIÓN/ FINALIZADO) Revisión de Logs de Eventos PLC PREDICTIVO 4,8 FINALIZADO Inspección Visual PLC, HMI PREDICTIVO 4,8 FINALIZADO Revisión de tensiones tablero PREDICTIVO 4,8 FINALIZADO Revisión del Funcionamiento de luces piloto PREDICTIVO 4,8 FINALIZADO Aspiración de tablero PREVENTIVO 6 FINALIZADO Limpieza General PREVENTIVO 6 FINALIZADO Ajuste de borneras PREVENTIVO 6 FINALIZADO Cambio de Pila en PLC s CORRECTIVO 2 FINALIZADO Instalación de Varistor en Tablero de control PREVENTIVO 2 FINALIZADO Corrección del cableado del sensor de nivel CORRECTIVO 2 FINALIZADO Cambio de bateria en tablero afluente 1 CORRECTIVO 8 FINALIZADO - El Labrado: DESCRIPCIÓN TIPO MANTENIMIENTO (PREVENTIVO/ PREDICTIVO/ CORRECTIVO) NÚMERO DE HORAS ESTADO (EN EJECUCIÓN/ FINALIZADO) Revisión de Logs de Eventos PLC PREDICTIVO 4,8 FINALIZADO Inspección Visual PLC, HMI PREDICTIVO 4,8 FINALIZADO 3945 Revisión de tensiones tablero PREDICTIVO 4,8 FINALIZADO Revisión del Funcionamiento de luces piloto PREDICTIVO 4,8 FINALIZADO Aspiración de tablero PREVENTIVO 6 FINALIZADO Limpieza General PREVENTIVO 6 FINALIZADO Ajuste de borneras PREVENTIVO 6 FINALIZADO Cambio de Pila en PLC s CORRECTIVO 2 FINALIZADO Instalación de Varistor en Tablero de control PREVENTIVO 2 FINALIZADO Cambio de Baterías afluente 3 CORRECTIVO 8 FINALIZADO Reajuste de sensor de nivel de caudal de despacho por CORRECTIVO 6 FINALIZADO levantamiento Levantamiento de de canal señal de afluente 1 CORRECTIVO 8 FINALIZADO - Saucay: DESCRIPCIÓN TIPO MANTENIMIENTO (PREVENTIVO/ PREDICTIVO/ CORRECTIVO) NÚMERO DE HORAS ESTADO (EN EJECUCIÓN/ FINALIZADO) Revisión de Logs de Eventos PLC PREDICTIVO 9,6 FINALIZADO Inspección Visual PLC, HMI PREDICTIVO 9,6 FINALIZADO Revisión de tensiones tablero PREDICTIVO 9,6 FINALIZADO Revisión del Funcionamiento de luces piloto PREDICTIVO 9,6 FINALIZADO Aspiración de tablero PREVENTIVO 18 FINALIZADO Limpieza General PREVENTIVO 18 FINALIZADO Ajuste de borneras PREVENTIVO 18 FINALIZADO Cambio de luces piloto en tableros de control CORRECTIVO 2 FINALIZADO Relé averiado marcha en vacío G1 CORRECTIVO 4 FINALIZADO Levantamiento señales bocacaz y estación pluviométrica hacia Saucay Calibración de lazo de control PF de grupo 1 debido a mantenimientos en regulador de Velocidad Calibración de lazo de control PF de grupo 4 debido a mantenimientos en regulador de Velocidad CORRECTIVO 8 FINALIZADO CORRECTIVO 8 FINALIZADO CORRECTIVO 8 FINALIZADO Cambio de disco duro en puesto de operación y levantamiento de sistema SCADA Calibración de sensores de presión aguas arriba unidades 3 y 4 Instalación de regulador de tensión para corregir señal de fallo de alimentación en By - Pass Reconfiguración de sensor de caudal de Unidad 2 Ajuste del lazo de control PF debido a recalibración de regulador de velocidad de G1 Saucay Cambio de fuente de alimentación de 24 VDC en tablero de servicios comunes por fallo de alimentación CORRECTIVO 6 FINALIZADO CORRECTIVO 6 FINALIZADO CORRECTIVO 6 FINALIZADO CORRECTIVO 8 FINALIZADO CORRECTIVO 8 FINALIZADO CORRECTIVO 8 FINALIZADO - Saymirín: DESCRIPCIÓN TIPO MANTENIMIENTO (PREVENTIVO/ PREDICTIVO/ CORRECTIVO) NÚMERO DE HORAS ESTADO (EN EJECUCIÓN/ FINALIZADO) 4046 Inspección visual indicadores de equipos dentro del Rack servidores SCADA Inspección visual indicadores de equipos dentro del Rack red de comunicaciones PREDICTIVO 24 FINALIZADO PREDICTIVO 24 FINALIZADO Monitoreo de temperaturas de inversores dentro del Rack de servidores PREDICTIVO 12 FINALIZADO Revisión de Logs de Eventos PLC PREDICTIVO 9,6 FINALIZADO Inspección Visual PLC, HMI PREDICTIVO 9,6 FINALIZADO Revisión de tensiones tablero PREDICTIVO 9,6 FINALIZADO Revisión del Funcionamiento de luces piloto PREDICTIVO 9,6 FINALIZADO Aspiración de tablero PREVENTIVO 18 FINALIZADO Limpieza General PREVENTIVO 18 FINALIZADO Ajuste de borneras PREVENTIVO 18 FINALIZADO Arreglo del array del servidor de respaldo ELDcmX2 CORRECTIVO 20 FINALIZADO Cambio de disco duro de storage y regeneración del arreglo CORRECTIVO 20 FINALIZADO Cambio de luces piloto en tableros de control CORRECTIVO 3 FINALIZADO Revisión de Sensor presión aguas abajo G6 CORRECTIVO 2 FINALIZADO Cambio de Baterías para medidores de energía CORRECTIVO 4 FINALIZADO Cambio de tarjeta DI3 en PLC de grupo 5 por fallo en la misma CORRECTIVO 2 FINALIZADO Cambio de memoria RAM en servidor 2 por fallo CORRECTIVO 3 FINALIZADO Cambio de fuente de alimentación en medidor de Energía neta grupos 3 y 4 Restauración de comunicaciones de PLCs con sistema SCADA por fallo de comunicaciones Clanación disco duro de puesto de operación y puesto de ingeniería Cambio de sensor de presión aguas abajo transmisor de presión en G6 por Restablecimiento de estación de supervisión puesto de operación por fallo eléctrico Cambio de módulo de comunicación de Storage de servidores en Datacenter CORRECTIVO 6 FINALIZADO CORRECTIVO 6 FINALIZADO PREVENTIVO 6 FINALIZADO CORRECTIVO 8 FINALIZADO CORRECTIVO 8 FINALIZADO CORRECTIVO 8 FINALIZADO - Tuñi DESCRIPCIÓN TIPO MANTENIMIENTO (PREVENTIVO/ PREDICTIVO/ CORRECTIVO) NÚMERO DE HORAS ESTADO (EN EJECUCIÓN/ FINALIZADO) Cambio de Pila en PLC s CORRECTIVO 2 FINALIZADO Arreglo manga fibra óptica, fusión de hilos en ODF. CORRECTIVO 16 FINALIZADO Reajuste de sensor de nivel de caudal de ingreso Labrado - Tuñi por levantamiento de canal Arreglo de transductor de señal de sensor de caudal de ingreso Labrado - Tuñi - Dutasay CORRECTIVO 4 FINALIZADO CORRECTIVO 6 FINALIZADO DESCRIPCIÓN TIPO MANTENIMIENTO (PREVENTIVO/ PREDICTIVO/ CORRECTIVO) NÚMERO DE HORAS ESTADO (EN EJECUCIÓN/ FINALIZADO) Se corrige conexionado de sensor de caudal de canal de entrada a tanque de Dutasay CORRECTIVO 4 FINALIZADO 4147 Levantamiento de sistema de Comunicación CORRECTIVO 4 FINALIZADO Central Termoeléctrica El Descanso: DESCRIPCIÓN Inspección visual indicadores de equipos dentro del Rack servidores SCADA Inspección visual indicadores de equipos dentro del Rack red de comunicaciones Monitoreo de temperaturas de inversores dentro del Rack de servidores TIPO MANTENIMIENTO (PREVENTIVO/ PREDICTIVO/ CORRECTIVO) NÚMERO DE HORAS ESTADO (EN EJECUCIÓN/ FINALIZADO) PREDICTIVO 72 FINALIZADO PREDICTIVO 72 FINALIZADO PREDICTIVO 36 FINALIZADO Monitor de cabina de operadores dañado CORRECTIVO 2 FINALIZADO Cambio de disco duro en servidor principal ELDcmx1 CORRECTIVO 8 FINALIZADO Copia de imagen del servidor principal y volcado en el servidor de respaldo CORRECTIVO 16 FINALIZADO Revisión de Logs de Eventos PLC PREDICTIVO 15 FINALIZADO Inspección Visual PLC, HMI PREDICTIVO 15 FINALIZADO Revisión de tensiones tablero PREDICTIVO 15 FINALIZADO Revisión del Funcionamiento de luces piloto PREDICTIVO 15 FINALIZADO Aspiración de tablero PREVENTIVO 24 FINALIZADO Limpieza General PREVENTIVO 24 FINALIZADO Ajuste de borneras PREVENTIVO 24 FINALIZADO Diagnóstico de servidores PREDICTIVO 24 FINALIZADO Revisión y pruebas de funcionamiento de la diferente instrumentación de temperatura, presión, flujos y PREVENTIVO 24 FINALIZADO nivel de unidad 3 durante Overhaull de unidad Cambio sensor de nivel de planta api CORRECTIVO 4 FINALIZADO Arreglo sensor de presión SCI CORRECTIVO 4 FINALIZADO Cambio módulo salidas digitales PLC planta API CORRECTIVO 4 FINALIZADO Levantamiento de sistema SCADA en puesto de operación por arreglo de tendencias CORRECTIVO 6 FINALIZADO Cambio de fuente de energía de servidor 2 CORRECTIVO 4 FINALIZADO Clanación disco duro de puesto de operación y puesto de ingeniería Restablecimiento de HMI G4 por fallo en comunicación con PLC Cambio de fuente en Storage de servidor en Datacenter Restablecimiento de HMI de servicios comunes por fallo en comunicación con PLC Central Hidroeléctrica Ocaña: PREVENTIVO 4 FINALIZADO CORRECTIVO 4 FINALIZADO CORRECTIVO 4 FINALIZADO CORRECTIVO 4 FINALIZADO DESCRIPCIÓN Inspección visual indicadores de equipos dentro de tablero K01 Inspección visual indicadores de equipos dentro de tablero K02 TIPO MANTENIMIENTO (PREVENTIVO/ PREDICTIVO/ CORRECTIVO) NÚMERO DE HORAS ESTADO (EN EJECUCIÓN/ FINALIZADO) PREDICTIVO 24 FINALIZADO PREDICTIVO 24 FINALIZADO 4248 Inspección visual indicadores de equipos dentro de tablero K04 Inspección visual indicadores de equipos dentro de tablero K05 Inspección visual indicadores de equipos dentro de tablero F00 Inspección visual indicadores de equipos dentro de tablero regulador de velocidad G1 Inspección visual indicadores de equipos dentro de tablero regulador de velocidad G2 PREDICTIVO 24 FINALIZADO PREDICTIVO 24 FINALIZADO PREDICTIVO 24 FINALIZADO PREDICTIVO 24 FINALIZADO PREDICTIVO 16 FINALIZADO Copia de imagen del servidor principal y volcado en el servidor de respaldo CORRECTIVO 16 FINALIZADO Revisión de Logs de Eventos PLC PREDICTIVO 4,8 FINALIZADO Inspección Visual PLC, HMI PREDICTIVO 4,8 FINALIZADO Revisión de tensiones tablero PREDICTIVO 4,8 FINALIZADO Revisión del Funcionamiento de luces piloto PREDICTIVO 4,8 FINALIZADO Aspiración de tablero PREVENTIVO 17,4 FINALIZADO Limpieza General PREVENTIVO 17,4 FINALIZADO Ajuste de borneras PREVENTIVO 17,4 FINALIZADO Cambio sensores de posición de compuertas planas CORRECTIVO 24 FINALIZADO Calibración de inyectores y deflectores de Grupo 1 Ocaña, revisión de sensor de Deflector 3 CORRECTIVO 8 FINALIZADO Calibración de sensores de inyectores y deflectores de G2 por presencia de fallos menores en Regulador de Velocidad Reparación de sensor de deflector 3 unidad 1 por fallo mayor de regulador de velocidad CORRECTIVO 8 FINALIZADO CORRECTIVO 8 FINALIZADO IV.5. DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GESTIÓN Las principales actividades desarrolladas en el Departamento de Control de Gestión, durante el periodo enero septiembre de 2014 son: - Revisión, definición y cálculo de índices de Remuneración Variable para el DCG, periodo enero septiembre Instalación y configuración de cámaras IP en las centrales: CTED, CHM y CHO. - Aplicación del sistema QUIPUX en el DCG. - Elaboración de flujo de caja para el 2014 de las actividades del DCG. - Participación y colaboración en el proyecto Saymirín V: Sistema SCADA y Sistema de Protecciones Eléctricas. - Coordinación con ETAPA EP para la instalación de nuevas estaciones meteorológicas en El Labrado y Chanlud. - Cambio de conexionado en IED s de la línea de transmisión Ocaña Cañar para corrección de cálculo de distancia, protección diferencial. - Desarrollo y actualización de estudio de radiofrecuencias asignadas a ELECAUSTRO S.A. para renovación de concesión con SENATEL. - Traslado del Centro de Control del Complejo Hidroeléctrico Machángara al nuevo edificio Proyecto Saymirín V. - Revisión del sistema SCADA del proyecto de rehabilitación de la microcentral Gualaceo. - Soterramiento de cables de comunicación en la Central Saucay - Participación en la contrastación de los medidores de la central Saymirín V. - Coordinación con CENTRO SUR C.A. y CENACE por trabajos en enlace de fibra óptica en la subestación SININCAY Saymirín V. 4349 - Apoyo en revisión de especificaciones técnicas para el sistema SCADA del proyecto eólico Huascachaca - Elaboración de planos con información georeferenciada de las redes de comunicación de ELECAUSTRO solicitada por SENATEL. - Cambio en la calibración de deflectores e inyectores de las unidades de generación de Ocaña. - Reparación de Medidor de Energía Comercial Saymirín III-IV. - Desarrollo de ingeniería para la Automatización de Transferencia de Energía en Sistemas Auxiliares Central Saucay. - Arreglo del canal lógico del enlace ICCP con el CENACE - Capacitación del sistema SCADA al personal de mantenimiento de las centrales de ELECAUSTRO. - Participación implementación proyecto Gualaceo: Sistema SCADA y Protecciones. - Participación implementación proyecto Saymirín V: Sistema SCADA y Protecciones - Gestión con SENATEL para estudio de radiofrecuencia de Ocaña y Radios digitales Saymirín V IV.6. MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES IV.6.1. Mantenimiento de Obras Civiles del CHM - Limpieza de los pozos sépticos en las instalaciones de Chanlud, Labrado, Tuñi, Saucay, Dutasay y Saymirín. - Fundición de tapas de los pozos de la fibra óptica en Tuñi, Dutasay, Saucay, Labrado. - Mantenimiento de basureros (donados a las Juntas Parroquiales). - Limpieza de las captaciones laterales de los ríos Saymirín y Corrales. - Limpieza de material en la vía Saucay Tuñi. - Limpieza de cunetas de coronación. - Mantenimiento de la vía Saucay Labrado (vía inferior) - Limpieza de la captación Río Blanco. - Mantenimiento del canal de descarga del reservorio de Dutasay. - Mantenimiento campamento Saymirín: Limpieza de cunetas, cambio de cubierta, cambio de vidrios, limpieza de vegetación. - Limpieza de material y desbroce de vegetación de tubería de presión en Saucay. - Adecuación de puente peatonal en Saymirín. - Adecuación de rejilla sensor Dutasay. - Construcción emergente de muros en la vía Labrado Tuñi. - Limpieza de derrumbes en la vía Chanlud Tuñi. - Limpieza, desbroce y revegetación de plantas en pista de tuberías de presión de Saymirín. - Limpieza de cunetas y desbroce de vegetación de la vía Chanlud Tuñi. - Adecuación de hitos topográficos en Labrado. - Tala y desalojo de troncos del área entre las pistas de las tuberías de presión Saymirín I-II y III-IV. - Adecuación de áreas verdes en la Central Hidroeléctrica Saymirín. - Reparación y mejora de los espacios exteriores de la Central Hidroeléctrica Saymirín - Mantenimiento de la vía Dutasay Corrales. - Mejoramiento de la Capacidad de Conducción del Canal Labrado Tuñi. - Revestimiento del piso del Canal Labrado Tuñi y sellado de fisuras. 4450 - Construcción e instalación de tapas pretensadas de hormigón para el Canal Labrado Tuñi, varios sectores. - Mantenimiento de la vía Dutasay - Corrales - Adecuación de áreas verdes en la Central Hidroeléctrica Saymirín - Reparación y mejora de los espacios exteriores la Central Hidroeléctrica Saymirín. - Operación y mantenimiento de la Red Sísmica de la subcuenca del rio Machángara (convenio con la Universidad de Cuenca) - Rehabilitación, implementación, operación y mantenimiento de la Red de Monitoreo de las Presas de Chanlud y Labrado (Convenio con Hidropaute) - Reparación de la Central Saymirín Grupo I II y grupo II-IV - Sellado de Juntas del piso del reservorio de Dutasay. - Diagnóstico de estabilidad del deslizamiento Chacayacu - Mantenimiento de obras civiles de la Central IV.6.2. Mantenimiento de Obras Civiles de la Central Hidroeléctrica Ocaña En la Central Hidroeléctrica Ocaña, se realizaron los siguientes trabajos. Finalizadas: - Limpieza del canal perimetral del reservorio. - Adecuación de cubeto de residuos peligrosos. - Adecuación de Área verde en Casa de Máquinas. - Reparación y sellado de fisuras en el reservorio. - Limpieza de la pista de la tubería de la Central Ocaña. - Desbroce de vegetación de la línea de fibra óptica. - Adecuación de piso de taller y bodega. - Limpieza del reservorio de la Central Ocaña. En ejecución: - Evaluación y diagnóstico de escombreras y taludes. - Mantenimiento rutinario permanente en las vías aledañas a la Central Ocaña - Mantenimiento correctivo de las vías en la zona de influencia de la Central Ocaña. IV.6.3. Mantenimiento de Obras Civiles de la Central Termoeléctrica El Descanso En la Central El Descanso, se realizaron las siguientes obras y/o servicios: Finalizadas: - Construcción de cubeto en el área del taller de mantenimiento. - Adecuación de cubeto y rampa de acceso en la Planta API - Construcción de bases de soporte para tanque de Vertidos Emergentes. - Colocación de planchas de galvalum en área de bodegas. - Mantenimiento de la Planta de Agua Potable. - Pintado y reparación de cubiertas de las oficinas y talleres. - Limpieza y mantenimiento de la Planta API. - Pintado de paredes de varias dependencias de la Central. - Adecuación de cubetos de Residuos Peligrosos. 4551 - Reparación de las bases de los tanques de combustible de la central El Descanso En ejecución permanente: Limpieza de cunetas y sumideros de la vía interna. Limpieza de la Planta API. IV.7. IV.7.1. GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL Y SOCIAL Gestión Socio Ambiental y social CHM - El 26 de marzo del 2014 el CONELEC emitió la Licencia Ambiental N 013/14 para la Central Saucay y la Licencia Ambiental N 012/14 para la central Saymirín, concluyéndose así el proceso de regularización ambiental para el Complejo Hidroeléctrico Machángara. - Con fecha 21 de agosto del 2014 se firmó el Contrato de Consultoría para ejecutar la Auditoría Ambiental Interna para el periodo 2013, con un plazo de 60 días calendario a partir de la entrega del anticipo. En este periodo, la Consultoría se encuentra en plena ejecución. - Para dar cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental el 19 de marzo se contrató el Monitoreo Biótico del Complejo Hidroeléctrico Machángara, hasta el mes de septiembre se ha presentado el Informe Final para revisión por parte de la Empresa. - Dentro del sistema para la georeferenciación de las rutas que realizan los guardabosques de Chanlud y El Labrado, se reciben los reportes diarios de las actividades de los guardabosques, se cuenta con Informes Ejecutivos de las novedades reportadas, se ha recorrido km en 363 recorridos y se han reportado 195 novedades, entre las principales consta: un derrumbe sobre el canal El Labrado Tuñi, dos incendios en la zona de Fundil y pequeñas talas en el sector de Chanlud. Durante el mes de junio los guardabosques acompañaron a técnicos de SIGTIERRAS en un recorrido por los linderos de las propiedades de la empresa dentro de un levantamiento catastral que se encuentra ejecutando esta Entidad. Finalmente, en el mes de septiembre se reportó la construcción de una vía en el sector Tuñiagris. - Como parte de las Relaciones Comunitarias que mantiene ELECAUSTRO S.A. en la zona, se ha gestionado con el Ministerio del Ambiente, como Autoridad Ambiental Competente, la renovación de los carnets a los propietarios de predios dentro del Área de Bosque y Vegetación Protectora. (Hasta el mes de septiembre se han actualizado 52 carnets). - Con fecha 12 de diciembre de 2013, se renovó el Convenio de Cooperación interinstitucional con la EMAC para el año Durante el periodo enero a septiembre se ha venido ejecutando actividades de acuerdo a los compromisos establecidos en el mismo. Como complemento a este convenio se mantiene una Orden de Trabajo para la recolección de los desechos sólidos de los campamentos del CHM y la entrega de éstos en las instalaciones de la EMAC del Parque Industrial. Hasta el mes de septiembre se han recolectado un total de 4,7 toneladas de desechos (comunes y reciclables) de los campamentos y de la comunidad cercana al área de influencia (35% del total recolectado es de la comunidad). 4652 - Se cuenta con el Libre Aprovechamiento de Materiales Pétreos para Obras Públicas para las minas de Saucay y Chanlud otorgados por el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables. La actual Legislación Ambiental requiere de la presentación de fichas ambientales para emitir la Licencia Ambiental para esta actividad, por lo que, para el efecto se elaboró este documento para la Mina de Chanlud y se realizó el Proceso de Participación Social en la parroquia de Checa. Se espera la aprobación de esta Ficha y la emisión de la Licencia Ambiental por parte del Ministerio del Ambiente. - En apoyo a las actividades que realiza el Consejo de la Cuenca del Machángara, una vez que ha concluido la Consultoría para la elaboración del Plan de Manejo Integral para la Subcuenca del Río Machángara, en la cual se apoyó en la revisión de los documentos presentados por la Consultora, se hicieron varias presentaciones a las nuevas autoridades del cantón Cuenca, con el fin de conseguir su apoyo en el manejo de la cuenca. - En el mes de noviembre del 2013 ELECAUSTRO y ETAPA suscribieron un Convenio de Cooperación para el Monitoreo de la Mastofauna Grande de la subcuenca del río Machángara; en el mes de agosto de 2014 ELECAUSTRO S.A. hizo la entrega de 10 cámaras trampa para ser instaladas en la zona alta de la cuenca, dando inicio así a la ejecución del Convenio. Los primeros reportes serán presentados por los técnicos de ETAPA EP a finales de año. - Se realizó un mantenimiento integral a 43 estaciones de recolección de desechos sólidos ubicados en las parroquias de Checa, Chiquintad y Sidcay; además se entregaron 15 estaciones a la parroquia Octavio Cordero. - A petición del CONELEC y bajo la dirección y coordinación con la Secretaría de Gestión de Riesgos se ha elaborado el Plan de Gestión de Riesgos para las Centrales de Saucay y Saymirín, y las represas de El Labrado y Chanlud. Coordinación Social. Se realizó la Consultoría Diagnóstico socio ambiental de la cuenca del Complejo Hidroeléctrico Machángara, cuyo objetivo es recuperar las experiencias y los conocimientos y prácticas ancestrales que poseen los adultos mayores, propietarios de los terrenos ubicados en la zona alta de la cuenca hidrográfica del Machángara, sobre el páramo, el agua y el medio ambiente; se diseñó una propuesta de intervención (sensibilización y concienciación), para las parroquias de Checa y Chiquintad, que aborda el tema de la problemática ambiental, con miras a mejorar el uso y conservación del bosque, la conservación del páramo y del agua, establecerá también líneas de acción a futuro, y, mediante la realización de un video, se testimoniaron los aportes de los adultos mayores, con el objetivo de revalorizar y apropiar en los moradores de estas parroquias, las vivencias, conocimientos, leyendas, etc., que aún conservan estas personas y que es necesario recuperarlas para las futuras generaciones. En el mes de septiembre se firmó el Acta de Entrega-Recepción Única de los productos solicitados al Consultor, dando por finalizado el estudio. IV.7.2. Gestión Socio Ambiental y social Central Hidroeléctrica Ocaña - Con fecha 6 de mayo el CONELEC emitió un Informe favorable sobre la Auditoría Ambiental de Cierre del Proyecto Hidroeléctrico Ocaña. Con fecha 21 de agosto del 2014 se firmó el contrato de Consultoría para ejecutar la Auditoría Ambiental interna 4753 para el periodo 2013, con un plazo de 60 días calendario a partir de la entrega del anticipo. Hasta la fecha la Consultoría se encuentra en plena ejecución. - Con la finalidad de apoyar al desarrollo integral de la cuenca hidrográfica en la cual se encuentra la Central en el mes de marzo de 2013 y con un plazo de un año, se firmó el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre ELECAUSTRO y la Mancomunidad del Pueblo Cañari, que tiene por objeto contribuir a la protección de fuentes hídricas mediante la implementación de prácticas y alternativas sostenibles con la participación de las comunidades asentadas en la cuenca alta del río Cañar. El monto del Convenio alcanza la suma de US $ ,00 dólares. Las actividades de siembra de plantas forestales, mejoramiento de pastos y capacitación han sido ejecutas en su totalidad. Para la liquidación de este Convenio se espera terminar los trámites de compra del terreno que será destinado a la conservación. - Con fecha 4 de julio del 2014 se firmó la renovación del Convenio con la Mancomunidad del Pueblo Cañari para el periodo El monto del Convenio es de US $ ,00 dólares con un plazo de 12 meses. Entre los compromisos consta la reforestación con plantas nativas de zonas sensibles, el mejoramiento de pastos, la compra de 100 hectáreas para conservación y el apoyo en Educación Ambiental. El Convenio está en plena ejecución. - Así mismo, en el mes de abril de 2013 se firmó la renovación del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre ELECAUSTRO S.A. y el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Cañar para apoyar el Proyecto de Conservación de suelos mediante estrategias agroforestales y de producción. El aporte comprometido de ELECAUSTRO S.A. es de US $ ,50 dólares. El Convenio ha sido ejecutado en su totalidad, pero se consideró una ampliación de plazo para concluir con los trabajos de seguimiento y control por parte de los técnicos de campo a los terrenos de las familias beneficiarias (50 familias) en las parroquias de San Antonio de Paguancay y Ducur. El Convenio ha concluido y su renovación está en trámite. - En el mes de marzo del 2013 y con un año de plazo, se firmó el Convenio con la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral del pueblo Cañari para apoyar la gestión del manejo de los residuos sólidos en San Antonio de Paguancay, Zhucay y la vía Durán Tambo desde El Amarillal hasta Javín. Se ha elaborado el Pliego para contratar el Suministro de las estaciones de recolección de desechos para los sectores que participan en este Proyecto. En el mes de marzo se firmó la renovación del Convenio para el periodo con un aporte aproximado de US $ ,00 dólares, el Convenio está en ejecución, semanalmente se recolectan y disponen en el rellano sanitario de Suscal aproximadamente 6,5 toneladas de desechos. - Dentro del cumplimiento del Plan de Acción de la Central Ocaña hasta el mes de septiembre se han concluido dos campañas de Monitoreo Biótico para el área de influencia de esta Central, y se encuentra en ejecución la tercera campaña. Además se cuenta con el Informe Final de la Valoración de Ecosistemas Remantes. Ambos estudios son necesarios para levantar pasivos ambientales determinados en la Auditoría Ambiental de Cierre. - Con fecha 24 de septiembre se suscribió el Contrato de Consultoría Directa por US $ ,50 para realizar el Diseño Arquitectónico y Paisajístico del campamento de 4854 captación de la Central Ocaña, a fin de levantar un pasivo ambiental determinado en la Auditoría de Cierre. - A petición del CONELEC y bajo la dirección y coordinación con la Secretaría de Gestión de Riesgos elaboró el Plan de Gestión de Riesgos para la Central Ocaña (campamento y casa de máquinas). Coordinación Social. Dentro del Programa del Estado del Buen Vivir Territorial en la zona de influencia de la Central Hidroeléctrica Ocaña, se han realizado reuniones de trabajo con las diferentes instituciones y autoridades presentes en el territorio. El objetivo del programa es apoyar de manera eficaz, eficiente y sostenible a la satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas de la población asentada en esta zona. Con el fin de concretar nuestro apoyo, se han formulado los siguientes convenios: - Dos Convenios de Cooperación Interinstitucional con la Coordinadora Zonal 6 del Ministerio de Salud Pública. Objetivo: Construir una Unidad de Salud tipo A1 para las parroquias de San Antonio de Paguancay y Ducur respectivamente. Monto aproximado de la inversión: $ USD ,00 dólares para cada unidad de salud. Estado actual: el convenio para San Antonio se firmará en el mes de octubre. El convenio de Ducur, está a la espera una vez que se priorizó la construcción del puesto de salud en San Antonio de Paguancay. - De Cooperación Interinstitucional con la Coordinadora Zonal 6 del Ministerio de Educación. Objetivo: Diagnóstico de la infraestructura actual y propuestas de rehabilitación de la Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín Aguirre del recinto Javín. Parroquia de Ducur. Monto aproximado de la inversión: $ USD ,00 dólares. Estado actual: El convenio fue entregado a la Coordinadora Zonal de Educación para su revisión. Este convenio no se suscribirá por cuanto la Coordinación Zonal 6, considera que se construirá una unidad educativa del milenio. - De Cooperación Interinstitucional con el Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural del Cañar. Objetivo: Rehabilitación y puesta en operación del Sistema de Agua Potable de la comunidad La Delicia. Monto aproximado de la inversión: $ USD ,89 dólares. Estado actual: Con fecha 15 de julio de 2014, se suscribió el Convenio de Cooperación Interinstitucional, entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural de Cañar y ELECAUSTRO S.A., para rehabilitar el sistema. La firma del Acta de Entrega de la tubería a las autoridades municipales del Cañar, se realizó el 25 de julio, finalmente el día 29 de julio de 2014, se hace efectiva la entregada de la tubería y demás materiales al Departamento de Agua Potable del Municipio de Cañar y a la Junta de Agua de la Delicia. IV.7.3. Gestión Socio Ambiental y social Central Termoeléctrica El Descanso - El 26 de marzo del 2014 el CONELEC emitió la Licencia Ambiental N 011/14 para la Central El Descanso, con lo que se concluye el proceso de regulación ambiental. - Con fecha 21 de agosto del 2014 se firmó el contrato de Consultoría para ejecutar la Auditoría Ambiental interna para el periodo 2013, con un plazo de 60 días calendario a 4955 partir de la entrega del anticipo. Hasta la fecha la Consultoría se encuentra en plena ejecución. - Con miras al mejoramiento continuo y la actualización del Plan de Manejo de esta Central para cumplir con los requerimientos de la Legislación vigente, en el mes de agosto del 2013 se contrató la Consultoría para elaborar el Estudio de Impacto Ambiental Expost. En el mes de septiembre el Consultor presentó el Informe Final de la Consultoría. Se tiene previsto enviar al CONELEC para su aprobación a finales del mes de diciembre. - Con fecha 9 de septiembre del 2014 se suscribió el contrato para la realizar la Recolección, transporte y disposición final de los desechos peligrosos almacenados en la Central El Descanso, con un gestor que cuenta con Licencia Ambiental. El contrato tiene un plazo de 30 días calendario y se encuentra en plena ejecución. - A petición del CONELEC y bajo la dirección y coordinación con la Secretaría de Gestión de Riesgos se elaboró el Plan de Gestión de Riesgos para la Central El Descanso. IV.7.4. Gestión Socio Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Soldados Yanuncay Se ha apoyado a la DIPLAM en la ejecución del Proceso de Participación Social, en la elaboración de convocatorias, coordinación con los Facilitadores delegados del Ministerio del Ambiente, recopilación de evidencia de cumplimiento de los mecanismos de participación establecidos en el Decreto Ejecutivo 1040, etc. La Audiencia Pública se realizó el 7 de marzo del 2014 en Soldados. Se cuenta con la aprobación por parte del MAE de estos procesos. Los Estudios de Impacto Ambiental se han presentado al Ministerio del Ambiente para su aprobación; se apoya en el seguimiento de los trámites. IV.7.5. Gestión Socio Ambiental del Proyecto Eólico Minas de Huascachaca Coordinación Social. - En el marco de la implementación del Proyecto Eólico Minas de Huascachaca, dentro del proceso de acercamiento a la comunidad, se apoyó al mejoramiento de la infraestructura educativa mediante la firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional con los Gobiernos Autónomos Descentralizados de Saraguro y de San Sebastián de Yuluc, el mismo que permitió terminar dos aulas en la escuela Machala del centro parroquial de San Sebastián. La inversión realizada fue de $ USD 8.499, 39 dólares. Al momento las aulas están siendo utilizadas por los alumnos. El acta de finiquito del convenio se suscribió en el mes de julio. - Se han preparado los pliegos para contratar la Consultoría Promoción del Desarrollo Social y Económico en la zona de influencia del Proyecto Eólico Minas de Huascachaca, sector Uchucay, parroquia San Sebastián de Yuluc, cantón Saraguro, con el objetivo de formular de manera participativa, un programa de Desarrollo Económico y Social para la comunidad de Uchucay, zona en donde se implementará el proyecto. 5056 IV.7.6. Gestión Socio Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Saymirín V Durante la construcción de esta Central se ha apoyado con la Supervisión Ambiental mediante visitas al proyecto y revisión de documental. Se procedió con el registro de esta actividad en la plataforma SUIA del Ministerio del Ambiente. IV.7.7. Gestión Socio Ambiental Mini central Gualaceo Como parte del apoyo integrado al manejo de la cuenca del río San Francisco, en el mes de noviembre de 2013 se firmó un Convenio de Cooperación Interinstitucional con la SENAGUA, la Mancomunidad del Collay y la Fundación Futuro Latinoamericano con un aporte de ELECAUSTRO de US $ ,00 dólares, para apoyar el Proyecto Piloto de Manejo Integral e Integrado de la Micro Cuenca del Río San Francisco, en la Zona de Influencia de la Mini Central Hidroeléctrica Gualaceo. Se cuenta con un informe de avance del Convenio, identificándose principalmente la sociabilización del proyecto en la zona, compra de plantas forestales, elaboración de cartillas para difundir los reglamentos de los sistemas de agua, aprobación de los planos de los refugios, entre otros. Durante la construcción de la Central se ha apoyado con la Supervisión Ambiental mediante visitas al proyecto y revisión de documentos. Se realizó el registro de esta actividad en la plataforma SUIA del Ministerio del Ambiente. IV.7.8. Gestión Socio Ambiental del plan de retiro de Monay Durante el desmantelamiento y retiro del equipo electromecánico de la Central Monay se ha apoyado a al DAF en la ejecución y control del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental IV.8. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL. IV.8.1. Seguridad e higiene industrial CHM - Se organizó el Subcomité de Seguridad y Salud de los trabajadores en la Central de Saymirín, de igual manera para dar cumplimiento a la resolución 957 del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. Estos organismos paritarios fueron registrados en el Ministerio de Relaciones Laborales, luego de lo cual se ha venido laborando mediante reuniones de trabajo mensuales. - Se procedió a la señalización de las tuberías que cruzan sobre la vía de acceso a Saymirín (ingreso superior) con pintura fluorescente, además se colocó dos letreros 100m antes de esta estructura que informan sobre la altura máxima para el paso de vehículos - Se han realizado trabajos de control de todos los extintores de las Centrales - En el mes de mayo, se realizó la reunión de la Comisión para realizar la Auto Auditoría del Sistema de Gestión de la Prevención, la Comisión estuvo conformada por el Departamento de Talento Humano, de Salud y de Seguridad Industrial. En la evaluación se obtuvo el 71,645 % de efectividad, repartido de la siguiente manera: 11,65/ 28 en la parte administrativa 18,429/ 20 en la parte técnica 5157 11,833/20 en la parte de talento humano 29,733/32 en la parte de procedimientos y programas operativos básicos - Se ha formulado el Pliego contratar de un profesional para la implementación del SGP (SISTEMA DE GESTIÓN PREVENTIVA), con lo que se espera reforzar la Gestión de la Seguridad, y así superar el valor exigido que es de 80%. IV.8.2. Seguridad e higiene industrial El Descanso - Se organizó el Subcomité de Seguridad y Salud de los trabajadores en la Central del Descanso, este organismo paritario fue registrado en el MRL (Ministerio de Relaciones Laborales), luego de lo cual se ha venido laborando mediante reuniones de trabajo mensuales. - En lo referente a señalética de Seguridad de la central, se realizó un estudio y diseño bajo la normativa vigente en el país (NTE - INEN - ISO ), la señalización se lo realizó mediante la OT N Mediante la OT N , se ha venido realizando trabajos de control de todos los extintores de la Central. - En la primera semana del mes de julio se trabajó conjuntamente con el personal que se encargó de la pintura de la torre de enfriamiento de la central El Descanso, y por tratarse de trabajos en altura considerados de alto riesgo, que supervisó la mayor parte del trabajo, constatando que se cumplan todas las medidas de seguridad de acuerdo con los permisos de trabajo. - En el mes de septiembre se actualizó el Plan Evacuación de la central El Descanso y del edificio Administrativo. Con la finalidad de tener listo para la capacitación que se realizó en el mes de octubre con el Cuerpo de Bomberos. - En el mes de septiembre se realizó la programación y coordinación con el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Cuenca para la capacitación del personal de la central El Descanso, en temas de Primeros Auxilios, Evacuación, Manejo de Emergencias, Manejo de Extintores y Simulacro. - El 24 de septiembre se realizó, la inducción en Seguridad Industrial a 4 funcionarios nuevos. IV.8.3. Seguridad e higiene industrial Ocaña - Se organizó el Subcomité de Seguridad y Salud de los trabajadores en la Central Hidroeléctrica Ocaña, este organismo paritario fue registrado en el Ministerio de Relaciones Laborales, luego de lo cual se ha venido laborando mediante reuniones de trabajo mensuales. - En el mes de agosto se realizó una capacitación sobre Seguridad Industrial, el tema tratado fue: USO CORRECTO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD. 5258 IV.8.4. Seguridad e higiene industrial Saymirín V - En el mes de julio se realizó el Estudio para la Señalización de Seguridad de la Central Saymirín V, además se realizó el diseño con toda la señalética de Seguridad en cuanto a: medidas preventivas, de obligación, de prohibición, salidas de emergencia, extintores y las informativas de acuerdo a la Normativa vigente INEN 439. El diseño se encuentra a consideración de la USSAY. - El 8 de agosto se capacitó al personal del Complejo Hidroeléctrico Machángara en Seguridad Industrial sobre el Tema: Uso correcto de los equipos de protección personal. IV.8.5. Seguridad e higiene industrial del retiro de la central Monay Durante los meses de julio, agosto y septiembre se dio soporte en Seguridad Industrial al personal que se encargó del desmontaje de la central de Monay. IV.9. SISTEMAS DE INFORMACIÓN. A continuación se detalla las actividades de mayor relevancia realizados por el Departamento de Sistemas. IV.8.1. Sistemas de información En lo que corresponde a la implementación y mantenimiento de los sistemas de información se realizaron las siguientes actividades: DESCRIPCIÓN Participación en el proceso de implementación de un sistema ERP a través de convenio SIGDE conjuntamente con otras empresas del Sector Eléctrico Fase: Definición de Pliegos y especificaciones técnicas Cambios al sistema de facturación por incorporación de rubro GNC Saymirín V Cambios al sistema de viáticos Modificación del sistema de anexos Transaccionales por requerimientos del SRI Administración, soporte y capacitación del sistema de Gestión Documental Quipux Modificación del sistema de Nóminas para aplicación de nuevas disposiciones por discapacidad del empleado y por requerimientos presentados por el área respectiva. Modificación del sistema de marcaciones por cambio del proceso de registro y pago de turnos, así como la creación de formularios para que los turnos sean ingresados por el trabajador a través del portal interno. Cambios al sistema de Presupuesto por aplicación de IECE y SECAP, así como para las certificaciones presupuestarias directamente relacionadas con el Plan Anual de Compras. Cambio de reportes en el sistema de Contabilidad para ajuste en nuevos formatos. Adecuaciones al sistema de inventarios para manejo de las certificaciones del PAC y presupuestarias. Cambios al sistema de Facturación para la generación e impresión de Notas de Débito. Realización conjunta con DAF para los roles de reajuste Implementación del sistema de Facturación Electrónica ESTADO (EN PROCESO/FINALIZADO EN PROCESO FINALIZADO FINALIZADO FINALIZADO CONTINUA FINALIZADO FINALIZADO FINALIZADO FINALIZADO FINALIZADO FINALIZADO FINALIZADO EN PROCESO IV.8.2. Centro de cómputo, telecomunicaciones y red de cómputo A continuación se describen principales actividades en el Data Center, telecomunicaciones y red de cómputo: 5359 DESCRIPCIÓN Preparación de informes trimestrales e informes anuales (Plan Operativo Anual). Evaluación mensual del personal a cargo e indicadores del Departamento de Sistemas. Preparación y presentación de información para la empresa Nexsys por auditoría del licenciamiento Oracle. Preparación de información para Auditoría Externa. Diseño del arte gráfico de los boletines mensuales de los proyectos de Saymirín V, Ocaña II y Gualaceo. Publicación de los boletines, revistas y concursos en el sitio Web de la Empresa. Reestructuración del cableado del rack de comunicaciones para una mejor distribución del equipamiento, cambios de patch cords de categoría 5e a categoría 6 y organización del cableado. Informe a Gerencia para donación de equipos de computación para Escuela del sector de Ocaña. Adquisición de licenciamiento del programa ArcGis de ESRI a través de convenio interinstitucional sigde con las empresas del Sector Eléctrico. Soporte e instalación en el sistema SIMEM del CENACE. Actualización de información en los sistemas basado en la salida y/o entrada de personal. Trámites para la obtención de Certificados digitales (firma electrónica) ante el Banco Central del Ecuador para varios funcionarios. Mantenimientos y reparaciones: 4 impresoras multifunción láser por desgaste de componentes. Se ejecutaron 40 actas de traspaso de bienes para regularización de equipos reubicados. Renovación de las licencias del programa Autocad. Contratación mediante orden de trabajo para la reinstalación del servidor de aplicaciones. Contratación anual para el mantenimiento periódico de la base de datos Oracle. Mantenimiento del sitio web y actualización de publicaciones. Mantenimiento del sistema de telefonía. Administración de los servicios de red y active directory. Análisis de requerimientos y preparación de pliegos para contratación de renovación del sistema de comunicación de datos de la red LAN del edificio administrativo Instalación de 3 nuevos Access point para mejoramiento del enlace Wireless para las oficinas ubicadas en el cuarto y quinto piso Contratación del licenciamiento de Oracle Database versión Enterprise a través de convenio SIGDE entre las empresas del Sector Eléctrico Renovación del licenciamiento del programa antivirus Kaspersky para 2 año Implementación del rediseño del sitio web de la Compañía y contratación para cambio de servidor de Hosting del sitio para incrementar la capacidad de almacenamiento Presentación de informe de inventario de equipos de computación a cargo del Departamento de Sistemas para el correspondiente aseguramiento ante la compañía de Seguros ESTADO (EN PROCESO/FINALIZADO) FINALIZADO FINALIZADO EN PROCESO FINALIZADO FINALIZADO FINALIZADO FINALIZADO FINALIZADO FINALIZADO FINALIZADO FINALIZADO FINALIZADO FINALIZADO FINALIZADO FINALIZADO FINALIZADO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO FINALIZADO EN PROCESO FINALIZADO FINALIZADO FINALIZADO IV.10. NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DE AUTOR. Según lo dispuesto en el Art. 1 del Reglamento para la presentación de los informes anuales de los administradores a las Juntas Generales, publicado en el R.O. N 289 del 10 de marzo del 2004, resolución N 04 Q.I.J.001 de la Superintendencia de Compañías, relacionado con el Estado de Cumplimiento de las Normas sobre Propiedad Intelectual y Derecho de Autor por parte de la Compañía, en el Anexo N 1A y 1B se indican los diferentes programas y sistemas utilizados en la Empresa y que están debidamente autorizados, para el periodo enero-diciembre del año60 IV.11. AUDITORIA. IV Exámenes de auditoría - Examen Especial de Reajuste de VII Contrato Colectivo para el año 2013, luego de la aprobación por parte del Directorio. - Evaluación del cumplimiento de las recomendaciones y disposiciones emitidas por el Directorio de ELECAUSTRO S.A., durante el período de enero a marzo del Control de Pagos efectuados por la Dirección Administrativa Financiera en el período octubre-diciembre del Administración del contrato suscrito con MOORES ROWLAND ECUADOR Cía. Ltda., para realizar la auditoría externa de los estados financieros de la Empresa, con corte al 31 de diciembre del Planificación, organización y entrega de la información solicitada para la auditoría externa de los Estados Financieros al 31 de diciembre del Control de los suministros de oficina, realizados a las administradoras y responsables de cada dirección. - Informe de la Comisión para dar de baja la tubería de presión de la Mini Central Guacaleo. - Revisión Informe de la Auditoría Externa de los Estados Financieros del 2013 emitido por parte de la firma auditora MOORES ROWLAND ECUADOR Cía. Ltda. - Control de Pagos efectuados por la Dirección Administrativa Financiera en el período enero marzo del Revisión Informe de cumplimiento de las Resoluciones del Directorio No. 204 y Junta General No Auditoria del Contrato No suscrito con Sipetrol S.A. para Construcción de Obras Civil del Proyecto Saymirín V. - Auditoria del Contrato No suscrito con el Ing. Javier Genovés para la Construcción de estructuras en la captación bocacaz, limpieza del bypass y del reservorio de Dutasay de la Central Saymirín. - Control de Pagos efectuados por la Dirección Administrativa Financiera en el período abril junio del Informe de la Comisión para aplicación de bajas: Baja del Bosque de Saymirín y Baja de los bienes inservibles de la Central del Descanso. - Coordinación y Entrega de la información a la Contraloría General del Estado, para la contratación de los Servicios de Auditoria Externa de los Estados Financieros del61 IV Revisión de Informes de Comisario - Revisión de Informes Comisario: Segundo, tercer y cuarto trimestre e informe anual del 2013; presentados por la Ing. Janeth Torres Z. - Revisión de Informes Comisario del cuarto trimestre e informe anual del 2013 presentados por el Ing. Saúl Vázquez L. - Revisión del Informe de Comisario del primer trimestre del 2014, presentado por la Ing. Janeth Torres Z. - Revisión de Informes de Comisario, del primer trimestre del 2014 presentado por el Ing. Saúl Vázquez L. IV.12. PRINCIPALES ACCIONES EN MATERIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA. Con relación a las actividades desarrolladas en el período enero - septiembre del 2014 en la parte administrativa financiera, entre lo principal se puede destacar lo siguiente: IV Contabilidad Dentro de las principales actividades desarrolladas en el período, se destaca la preparación de los estados financieros, retención y declaración de impuestos, codificación y emisión de comprobantes de pago, conciliaciones bancarias, registro de ingresos, egresos, reingresos de bodega, etc., al 30 de septiembre de 2014 se presenta la siguiente información: Comprobantes de Pago DESCRIPCION OBSERVACIONES VALOR US $. Adquisición de materiales, servicios, aportes, etc. 12,624, Inver. Financieras no corrientes A Septiembre de , Rendimientos Financieros Elecaustro S.A. 9, Inversiones Financieras: La Empresa mantiene inversiones financieras en Bonos del Estado por un valor de US $ ,00, su tasa de rendimiento es del 9,35% anual y su plazo de vencimiento es diciembre de IV Tesorería Actividades Relevantes: Administración de cuentas por cobrar, administración de cuentas bancarias, pagos a proveedores, pago de remuneraciones al personal, control de garantías, custodio valores-documentos, conciliaciones bancarias, suscripción de actas de conciliación de cuentas con Distribuidoras y Petroecuador. IV Presupuesto Actividades Relevantes: Registro, control, liquidación presupuestaria, certificaciones, informes, etc. 5662 AVANCE PRESUPUESTARIO OPERACION INVERSIONES ENE- SEP-14 Presupuesto Operación Programado (US$) Presupuesto Inversiones Ejecutado (US$) Descripción Programado (US$) Ejecutado (US$) % Ejecución Presupuesto Operación 30,201, ,874, Presupuesto Inversiones 13,083, ,744, IV Adquisiciones de Bienes Actividades relevantes, administración de bienes de control, Administración de la propiedad planta y equipo, depreciación, control de combustibles, etc. DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO ENE-SEP ,000, ,000, ,000, TOTAL DE ACTIVOS DEPRECIACION ACUM. DEPRECIACION MEN. DATOS: MES TOTAL DE ACTIVOS DEPRECIACION ACUM. DEPRECIACION MEN. ENERO 132,171, ,770, , FEBRERO 132,302, ,249, , MARZO 132,388, ,703, , ABRIL 132,399, ,184, , MAYO 132,399, ,664, , JUNIO 132,406, ,139, , JULIO 132,411, ,579, , AGOSTO 144,072, ,018, , SEPTIEMBRE 145,204, ,503, ,63 INGRESOS, BAJAS PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO ENE-SEP-14 12,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, INGRESOS BAJAS DATOS: MES INGRESOS BAJAS ENERO 16, FEBRERO 131, MARZO 115, , ABRIL 10, MAYO JUNIO 16, , JULIO 26, , AGOSTO 11,673, , SEPTIEMBRE 1,131, IV Adquisiciones Actividades Relevantes: Adquisiciones, trámites con Petroecuador EP, Asesoría y gestión en compras públicas, trámites de importación, manejo de fondo rotativo. TIPO DE CONTRATACION TIPO DE PROCEDIMIENTO MONTO ADJUDICADO (US $) Bienes y servicios normalizados Bienes y Servicios no normalizados Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Catálogo electrónico 30, , , , Ínfima cuantía 203, , , , Subasta inversa 613, , , , Menor cuantía 24, , Cotización - Licitación - Menor cuantía 90, , , Cotización - Licitación - MONTO ADJUDICADO (US $) Contratación directa 139, , , Consultoría Lista corta - Concurso público - Otros Combustibles 1,674, , , , TIPO DE CONTRATACION TIPO DE PROCEDIMIENTO MONTO ADJUDICADO (US $) Procedimientos especiales Por Régimen Especial Contrato integral de precio fijo - Contrataciones en situaciones de emergencia - Compras de bienes inmuebles - Ferias inclusivas - Seguros - Arrendamiento de bienes inmuebles - Otros (explicar) - Contratos - Compras de bienes inmuebles - Concurso público - Lista corta - Enero - Marzo MONTO ADJUDICADO (US $) Abril - Junio Contratación directa 633, , , Julio - Septiembre 58 Contrato integral por precio fijo -64 Bienes y Servicios no normalizados Licitación - Menor cuantía 90, , , Cotización - Licitación - Contratación directa 139, , , Consultoría Lista corta - Concurso público - Otros Combustibles 1,674, , , , Informe de Gestión de ELECAUSTRO, enero septiembre 2014 TIPO DE CONTRATACION TIPO DE PROCEDIMIENTO MONTO ADJUDICADO (US $) Contrato integral de precio fijo - Enero - Marzo MONTO ADJUDICADO (US $) Abril - Junio Julio - Septiembre Procedimientos especiales Por Régimen Especial Contrataciones en situaciones de emergencia - Compras de bienes inmuebles - Ferias inclusivas - Seguros - Arrendamiento de bienes inmuebles - Otros (explicar) - Contratos - Compras de bienes inmuebles - Concurso público - Lista corta - Contratación directa 633, , , Contrato integral por precio fijo - Otros (explicar) - TOTAL: 3,409, ,658, , ,088, TIPO DE MONTO ADJUDICADO Julio - NUMERO DE PROCESOS Enero - Marzo Abril - Junio CONTRATACION (US $) Septiembre Obra 91, Bien 2,893, Servicio* 285, Consultoria 139, TOTAL: 3,409, IV Recursos Humanos Información Relevante: Emisión de roles de pago, trámites IESS, selección y contratación de personal, manejo del plan de capacitación, control de asistencia, control de uso telefónico, etc CAPACITACION INTERNA-EXTERNA ENE- SEP-14 Interna Externa 5965 CAPACITACION-HORAS/HOMBRE ENE-SEP-14 CAPACITACION-COSTO (US- $) ENE-SEP Horas/Hombre Costo US $ CAPACITACION DEL PERSONAL ENE-SEPTIEMBRE-14 MES Interna Externa Horas/Hombre Costo US $ Enero Febrero Marzo ,980 Abril ,534 Mayo ,685 Junio Julio Agosto ,702 Septiembre ,125 TOTAL: ,752 13,628 CONDICION TRABAJADORES ENE-SEP Permanentes Plazo fijo Ocasionales Eventual MOVIMIENTO DE PERSONAL ENE-SEP-14 Movimiento de personal y número de trabajadores Descripción Número de Movimientos Ene-Sepbre-14 trabajadores Ingresos Salidas Permanentes Plazo fijo Ocasionales Eventual Total Ingresos Salidas 6066 DETALLE CAPACITACIÓN ENERO-SEPTIEMBRE DE 2014 TIPO TEMA HORAS FECHA No. PARTIC. ENERO EVENTO CONTATACIÓN PÚBLICA PARA ENTIDADES DEL SECTOR ELÉCTRICO 16 HORAS 27 Y 28 DE ENERO 2 FEBRERO EVENTO COMPRAS PÚBLICAS BÁSICO MANEJO DEL SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACIÓN SOCE 8 HORAS 18 DE FEBRERO 1 MARZO SEMINARIO ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA EN EL SECTOR PÚBLICO 16 HORAS 7 Y 8 DE MARZO 3 CURSO REFORMAS NORMATIVAS Y CABIO EN LAS HERRAMIENTAS 3 HORAS 12 DE MARZO 6 SEMINARIO HERRAMIENTAS PARA GERENTES DE TI 16 HORAS 20 Y 21 DE MARZO 1 CURSO COMANDO Y PROTECCION PARA MOTORES BT ARRANCADORES SUAVES 24 HORAS 19, 20 Y 21 DE MARZO 1 ABRIL CAPACITACION II DIALOGO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 3 HORAS 3 DE ABRIL 2 CURSO PROTECCIONES ELECTRICAS 32 HORAS 7, 8, 9 Y 10 DE ABRIL 1 TALLER-INHOUSE ARRANCADORES SUAVES 4 HORAS 11 DE ABRIL Y 22 DE ABRIL 17 CURSO INFORMATICA BASICA-INTERMEDIA 16 HORAS 6, 7, 8 Y 9 DE MAYO 6 CAPACITACION FUNDAMENTOS DEL GOBIERNO POR RESULTADOS 25 HORAS 23, 24 Y 25 DE ABRIL 1 TALLER MANEJO INTELIGENTE DE LA WEB DE SOCIO EMPLEO 2 HORAS 24 DE ABRIL 1 LANZAMIENTO LANZAMIENTO CAMPAÑA PREVENIR ES VIVIR 2 HORAS 30 DE ABRIL 1 INSTRUCTIVO INSTRUCTIVO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL 4 HORAS DE GESTION DE PREVENCION DE RIESGO LABORAL 16 DE ABRIL 2 MAYO SEMINARIO ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 8 HORAS 15 DE MAYO 2 CURSO MANEJO DE BODEGAS Y TOMA DE INVENTARIOS 9 HORAS 17 DE MAYO 1 CURSO CURSO DE INFORMÁTICA BASICA-INTERMEDIA 16 HORAS 27, 28, 29 Y 30 DE MAYO 14 CURSO CURSO DE CAPACITACIÓN DINÁMICA INTEGRAL DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 32 HORAS 27, 28, 29 Y 30 DE MAYO 1 CHARLA PREVENCION Y CONTROL DE DERRAMES/GESTION DE DESECHOS SOLIDOS. BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES 2 HORAS 23 DE MAYO 7 JUNIO CAPACITACION OC-081-B-14-CAPACITACION IEC61850 E IEC HORAS 4, 5, Y 6 DE JUNIO 1 SISTEMA SCADA Oasys DNA, Controlador Lógico Programable (PLC) CAPACITACION-IN HOUSE 11 Y Sistema de medición 8 HORAS 27 DE JUNIO CAPACITACION-IN HOUSE CAPACITACION-IN HOUSE CAPACITACION JULIO SISTEMA SCADA Oasys DNA, Controlador Lógico Programable (PLC) Y Sistema de medición 44 HORAS 03 DE JULIO Manejo del Sistema del Equipo Antincendios del Data Center Saymirin V 36 HORAS 10 DE JULIO NORMATIVA EN LA LEY DE TRANSITO Y CONDUCCIÓN A LA DEFENSIVA 40 HORAS 04 Y 05 DE JULIO AGOSTO CAPACITACION MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD 24 HORAS DE AGOSTO 4 CAPACITACION-IN HOUSE Operación y Mantenimiento de los Sistemas Eléctricos de la Subestación y los Sistemas de Control de las Unidades de Saymirin V. 52 HORAS 12 al 26 DE AGOSTO 17 SEPTIEMBRE CAPACITACION-IN HOUSE MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD 3.5 HORAS 24 DE SEPTIEMBRE 16 SEMINARIO Centrales Hidroeléctricas de Almacenamiento por Bombeo 40 HORAS 15 al 19 DE SEPTIEMBRE 1 CAPACITACION MANEJO Y PROGRAMACIÓN DE LOS PLC M340 Y LOS HMI DE SCHNEIDER ELECTRIC 108 HORAS Y 19 DE SEPTIEMBRE 4 5 DE SEPTIEMBRE HASTA CAPACITACION ESCUELA DE EXPERTOSEN CONTROL CONTABLE TRIBUTARIO ULTIMA SEMANA DE HORAS NOVIEMBRE. CONFERENCIA BUENAS PRÁCTICAS DEL USO DE INTERNET Y REDES SOCIALES 8 HORAS 05 DE SEPTIEMBRE 1 TALLER TALLER DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS INTEGRAL EN CONTRATACIÓN PÚBLICA 24 HORAS SEPTIEMBRE 3 6167 IV Unidad Médica Atención médica y de enfermería, campaña de vacunación antigripal, capacitación sobre temas de salud ocupacional y medicina preventiva: visitas a enfermos, visitas a centrales, provisión de botiquines, Control médico anual, etc ATENCIONES MEDICAS Y DE ENFERMERÍA Médicas Enfermería Mes Médicas Enfermería ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL PATOLOGIAS FRECUENTES DIAGNOSTICO ENFERMEDADES MAS FRECUENTES CANTIDAD RESPIRATORIAS Faringoamigdalitis, gripes, laringotraqueitis 110 MUSCULO ESQUELETICAS Lumbalgias, contracturas musculares, traumatismos 64 GASTROINTESTINALES Gastroenteritis, colitis, gastritis, parasitismo, etc. 83 CIRCULATORIO Hipertension arterial. Varices, etc. 16 CEREBROVASCULAR. Cefaleas,migrañas,jaquecas, etc. 11 CONTROL VISUAL 152 CONTROL ANUAL 317 OTRAS Dermatitis, micosis,ansiedad,alergias, herpes, IVU,etc. 237 TOTAL 990 IV Trabajo Social Información Relevante: Gestión póliza de asistencia médica, visitas a centrales, trámites en el IESS, preparación de seminarios-talleres, etc. 6268 Informe de Gestión de ELECAUSTRO, enero septiembre 2014 ASISTENCIAS ENE-SEP Descripción Préstamos de Vivienda Visitas Domiciliarias Reclamos Póliza Asistencia Médica Total Préstamos de Vivienda Visitas Domiciliarias Préstamos y otros Reclamos Póliza Asistencia Médica OBJETO VISITAS DOMICILIARIAS ENE-SEP-2014 Certificados Médicos Número Objeto Certificados Médicos Préstamos y otros Calamidad Doméstica Total Numero Calamidad Doméstica Atentamente, ANTONIO JOSE BORRERO VEGA Firmado digitalmente por ANTONIO JOSE BORRERO VEGA Nombre de reconocimiento (DN): c=ec, o=banco CENTRAL DEL ECUADOR, ou=entidad DE CERTIFICACION DE INFORMACIONECIBCE, l=quito, serialnumber= , cn=antonio JOSE BORRERO VEGA Fecha: :57:35-05'00' Ing. Antonio Borrero Vega GERENTE GENERAL 63 Mostrar más
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS ESCUELA INGENIERÍA DE EMPRESAS TESIS DE GRADO Previa a la obtención del título de: Ingeniero en Empresas TEMA: Planificación Estratégica para el Desarrollo Organizacional Más detalles UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MODALIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA Diagnóstico y Recuperación de la Cartera Vencida de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Más detalles INFORME DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
INFORME DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO TABLA DE CONTENIDO PRESENTACIÓN 4 ANTECEDENTES 4 CAPÍTULO 1 5 PRINCIPIOS Y PRECEPTOS DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 5 1.1 DEFINICIÓN DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 5 1.2 Más detalles CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTA S.A. ESP
DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO URUGUAY PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES (UR-X1007) PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE Este documento Más detalles PLAN DE NEGOCIO CONSULTORÍA /DESPACHO PROFESIONAL
PLAN DE NEGOCIO CONSULTORÍA /DESPACHO PROFESIONAL Vamos a utilizar como ejemplo una consultora medioambiental. Como podrás imaginar, los servicios y los precios variarán si eres una agencia de comunicación, Más detalles Sesión de Comité Nº 18/2015: 20 de abril del 2015 Información financiera auditada al 31 de diciembre del 2014
Sesión de Comité Nº 18/2015: 20 de abril del 2015 Información financiera auditada al 31 de diciembre del 2014 Av. Benavides 1555, Of.605 Miraflores, Lima 18 Perú www.class.pe FUNDAMENTO DE CLASIFICACIÓN Más detalles Cuentas anuales consolidadas
Cuentas anuales consolidadas 2012 Cuentas anuales consolidadas 4 Cuentas anuales consolidadas 2012 Sumario Sumario 5 01 02 Informe de auditoría independiente Cuentas anuales consolidadas pág.7 pág. 11 Más detalles PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA LOS COMITÉS DE AGUA POTABLE RURAL
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA LOS COMITÉS DE AGUA POTABLE RURAL Roxana Espinoza Espejo and Hector Luis Morales Universidad de La Serena 2005 IACC Project Working Paper No. 11 Please do not quote or cite Más detalles Administradoras de Activos
Administrador Primario / Colombia Fondo Nacional del Ahorro Carlos Lleras Restrepo (FNA) Informe de Calificación Índice Página Calificación 1 Factores Clave de la Calificación 1 Sensibilidad de la Calificación Más detalles LA EDUCACIÓN TÉCNICA Rodolfo Benavides Benavente Supervisor Nacional de Educación
INFORME DE GESTIÓN Enero Diciembre de 2013 BOGOTÁ D.C., 31 DE ENERO DE 2014 TABLA DE CONTENIDO ANTECEDENTES... 6 1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO... 10 1.1 MISIÓN... 10 1.2 VISIÓN... 10 1.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS... Más detalles Informe de Gestión Junta Directiva Junta de Protección Social Junio de 2010 - Octubre 2011.
Informe de Gestión Junta Directiva Junta de Protección Social Junio de 2010 - Octubre 2011. Señora: Laura Chinchilla Miranda Presidenta de la República Costa Rica Honorable señora Presidenta: Por este Más detalles Emisión de Obligaciones a Largo Plazo Extractora Agrícola Río Manso EXA S.A.
Al g Emisión de Obligaciones a Largo Plazo Extractora Agrícola Río Manso EXA S.A. Comité No.. 390 3 90-2013 Fecha de Comité: 26 de diciembre de 2013 Informe con estados s financieros no auditados al 31 Más detalles BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO CORTES GENERALES
Núm. 203 Jueves 21 de agosto de 2014 Sec. III. Pág. 67300 III. OTRAS DISPOSICIONES CORTES GENERALES 8847 Resolución de 28 de abril de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal Más detalles INFORME ANUAL ENISA 2013
INFORME ANUAL ENISA 2013 ÍNDICE DE CONTENIDOS PRIMERA PARTE TERCERA PARTE QUINTA PARTE MEMORIA DE ACTIVIDADES P.4 P.18 CARTA DEL PRESIDENTE 1. INTRODUCCIÓN 1.1 FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2 CARACTERÍSTICAS Más detalles Memoria Anual 2010 Annual Report 2010
Memoria Anual 2010 Annual Report 2010 Caja Trujillo A Memoria Anual 2010 B Memoria Anual 2010 Caja Trujillo 1 Contenido Mensaje del Presidente de la Junta 4 General de Accionistas Mensaje del Presidente Más detalles EL CONGRESO NACIONAL En Nombre de la República
EL CONGRESO NACIONAL En Nombre de la República Ley Generall de Ellecttriiciidad Maarrccaadaa ccon eel l No.. 125--01,, dee ffeecchaa Veei intissééi iss ((26)) deel l meess dee JJul lioo deel l aaño Doss Más detalles UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA PROPUESTA DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES PARA LAS MEDIANAS EMPRESAS DEDICADAS A LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS Más detalles El código de las Normas de Control Interno tendrá cinco caracteres numéricos:
NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS ESTRUCTURA DEL CÓDIGO El código de las Normas Más detalles Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo: Obligación y Derecho
D SECCIÓN LABORAL Contenido INFORME Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo: Obligación y Derecho... D-1 CASOS PRÁCTICOS CTS en Comisionistas... D-5 Obligación de Distribuir Utilidades... Más detalles PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS PYMES A TRAVÉS DE
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS PYMES A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL SIG SUBSECTOR D34: FABRICACIÓN Más detalles A continuación les presentamos el resultado de nuestra gestión del segundo semestre del año 2014.
1. PRESENTACIÓN Señores accionistas: En el segundo semestre del año 2014 empezó el período de estabilización de la entidad, dado que su reciente inicio de operaciones en mayo de 2014 impuso nuevos retos Más detalles UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIO Y RECURSOS HUMANOS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIO Y RECURSOS HUMANOS TESIS DE GRADO PREVIA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIO Y RECURSOS Más detalles INFORME DEFINITIVO SOBRE LA FISCALIZACIÓN DE LA
INFORME DEFINITIVO SOBRE LA FISCALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD REGIONAL DE PROMOCIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A. (SRP) EJERCICIO 2007 ÍNDICE I. INTRODUCCIÓN... 3 I.1. Iniciativa de la fiscalización... 3 Más detalles NOTIFICACIÓN. Prospecto de Información Programa de Enajenación de Acciones de ISAGEN S.A. E.S.P.
NOTIFICACIÓN La información contenida en este Prospecto de Información está basada en información suministrada por ISAGEN S.A. E.S.P., en adelante ISAGEN, así como por cualquier otra fuente debidamente Más detalles CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE ETAPA UAIE- 0039-2009 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA INFORME Más detalles AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR EN COLVATEL S. A. ESP INFORME FINAL COLVATEL S.A. ESP PERIODO AUDITADO: 2010-2011
AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR EN COLVATEL S. A. ESP INFORME FINAL COLVATEL S.A. ESP PERIODO AUDITADO: 2010-2011 PLAN DE AUDITORÍA DISTRITAL PAD - 2012 CICLO: III SECTOR Más detalles 2016 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: artículo 23
 artículo 23
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución