Source: http://docplayer.cz/2671366-Vzor-formulare-druhe-casti-monitorovaci-zpravy-prubezne-i-zaverecne.html
Timestamp: 2018-04-26 15:26:00+00:00

Document:
1 VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) Druhou část monitorovací zprávy o realizaci projektu je třeba vyplnit ve formátu.doc (MS Word), vytisknout a odeslat společně s první částí MZ (formát.pdf) a přílohami poskytovateli podpory a odeslat rovněž elektronicky, prostřednictvím aplikace Benefit7, kontaktní osobě poskytovatele podpory. 1. ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ Registrační číslo projektu Název projektu Číslo monitorovací zprávy 2/2013 Datum vypracování zprávy HASH kód MZ v Benefit7 CZ.1.04/4.1.01/ Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová 2BnmCPM ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY Název příjemce IČ Statutární zástupce (oprávněná osoba): jméno, příjmení, funkce Jméno a příjmení zhotovitele zprávy Město Moravská Třebová JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Andrej Kašický, oprávněná osoba Ing. Andrej Kašický, oprávněná osoba Stránka 1 z 11
2 B1. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 3. REALIZOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY Číslo klíčové aktivity 01 Název klíčové aktivity Zahájení Systémový audit, organizační podpora Období realizace klíčové aktivity (celé sledované období) Podrobně popište realizaci klíčové aktivity Ve sledovaném období probíhala klíčová aktivita č. 01, která zahrnovala následující dílčí aktivity: - organizační podpora projektu jmenování projektového týmu, podpis dohod o pracovní činnosti, vymezení kompetencí v rámci projektového týmu: Dohody o pracovní činnosti byly s členy realizačního týmu uzavřeny s platností a účinností od Důvodem jednoměsíčního zpoždění byla nevyjasněná situace ohledně zaměstnávání jmenovaných osob (tj. v rámci tohoto projektu jde o vedoucí odborů MěÚ) v rámci realizačního týmu. K dnešnímu dni jsou pracovněprávní vztahy v rámci projektu nastaveny v souladu s informací řídícího orgánu k uvedené problematice. Obsazení pracovních pozic v projektu je následující: Pracovní pozice Jméno a příjmení pracovníka Úvazek Projektový manažer Ing. Stanislav Zemánek 0,05 Ing. Pavel Šafařík 0,10 Ing. Andrej Kašický 0,20 Projektový manažer CELKEM 0,35 Finanční manažer Ing. Andrej Kašický 0,10 Ing. Mgr. Dana Buriánková 0,10 Finanční manažer CELKEM 0,20 Asistenti Ing. Andrej Kašický 0,20 Helena Brziaková 0,10 Asistent projektu CELKEM 0,30 Ing. Stanislav Zemánek 0,07 Metodici projektu Ing. Pavel Šafařík 0,07 Ing. Mgr. Dana Buriánková 0,07 JUDr. Jana Blahová 0,07 Ing. Miroslav Netolický 0,07 Metodik projektu CELKEM 0,35 Projektoví manažeři Ing. Stanislav Zemánek Ing. Pavel Šafařík Ing. Andrej Kašický Naplňuje aktivity s vazbou na vedení města, Radu města a městského úřadu jako celek. Vzhledem k tomu, že v organizaci pracuje jako tajemník městského úřadu a současně je potřeba do realizace projektu zapojit všechny pracovníky MěÚ, je jeho pozice v rámci projektového týmu nezastupitelná. Naplňuje aktivity s vazbu na odbornou stránku projektu (odborná koordinace metodiků projektu). V organizaci pracuje jako vedoucí odboru vnitřních věcí a má dlouholeté zkušenosti s jednotlivými aktivitami projektu. Naplňuje aktivity s vazbou na plnění povinností ve vztahu k poskytovateli dotace. Pracovník má dlouholeté zkušenosti s vedením projektů financovaných ze strukturálních fondů EU. Stránka 2 z 11
3 Finanční manažeři Ing. Mgr. Dana Buriánková Ing. Andrej Kašický U příjemce dotace pracuje jako vedoucí finančního odboru. Má dlouholeté zkušenosti s finančním vedením projektů financovaných ze strukturálních fondů EU. Naplňuje aktivity s vazbou na plnění povinností z oblasti finančního řízení projektu ve vztahu k poskytovateli dotace. Pracovník má dlouholeté zkušenosti s vedením projektů financovaných ze strukturálních fondů EU. Asistenti Bc. Helena Brziaková Ing. Andrej Kašický U příjemce dotace pracuje jako personalistka. S ohledem na její organizační schopnosti byla nominována jako jeden z asistentů projektových manažerů. Naplňuje aktivity s vazbou na plnění úkolů uložených projektovými manažery. Dlouholeté zkušenosti s "EU projekty" jsou zárukou efektivního naplňování jednotlivých aktivit projektu. Pokud jednu pracovní pozici vykonává více osob, jsou pracovní výkazy vyplňovány za každou osobu zvlášť, Každá osoba na stejné pozici má jinou náplň práce. - organizační podpora projektu schůzky celého projektového týmu, dílčí schůzky členů projektového týmu viz zápisy z jednání. - zahájení a realizace zadávacího řízení č. 001 Výběrové řízení na dodavatele odborných služeb: Zadávací řízení bylo realizováno formou zjednodušeného podlimitního řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Veřejná zakázka byla podle předmětu rozdělena na 2 části (ve smyslu 98 zákona): předmětem 1. část veřejné zakázky je aktivita č. 1, předmětem 2. část veřejné zakázky jsou aktivity č Zahájení zadávacího řízení bylo schváleno Radou města Moravská Třebová dne Zadávací řízení bylo zahájeno dne odesláním Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace 5ti potenciálním uchazečům a současně zveřejněním kompletní zadávací dokumentace na profilu zadavatele. V průběhu lhůty pro podání nabídek (dne ) zadavatel obdržel 5 dotazů uchazeče (Equica, a.s., IČ ). Odpovědi na dotazy uchazeče byly zveřejněny formou Doplňující informace k zadávací dokumentaci č. 1 ze dne Tato doplňující informace byla dne odeslána všem uchazečů, kteří si požádali o zadávací dokumentaci (včetně oslovených uchazečů), byla zveřejněna na profilu zadavatele, byla zveřejněna na www stránkách zadavatele (www.moravskatrebova.cz) a v neposlední řadě na Doplňující informace zadavatele k zadávací dokumentaci neměly takový charakter, že by bylo nutné prodlužovat lhůtu pro podání nabídek. Dne proběhlo otevírání obálek s nabídkami uchazečů. V rámci tohoto procesního úkonu zadavatele nebyl žádný z uchazečů vyloučen, tj. všechny nabídky postoupily do dalšího posouzení a hodnocení. Posouzení a hodnocení nabídek bylo realizováno v průběhu měsíců červen (pouze posouzení splnění kvalifikačních předpokladů pro nabídky předložené do I. části), červenec a srpen Kromě posouzení členy hodnotící komise se nabídkami intenzivně zabývali i členové projektového týmu, kteří nebyli členy hodnotící komise. Rada města Moravská Třebová na svém zasedání dne rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky pro obě části zadávacího řízení. Dne byly všichni uchazeči informováni o výběru nejvhodnější nabídky. Stránka 3 z 11
4 Dne navštívil statutární zástupce uchazeče ICT benefit, a.s. (Ing. Dorotík) zástupce zadavatele a nahlédnul do Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a Přílohy č. 1. Záznam o tomto jednání je součástí předmětného dokumentu. Dne (tj. ve lhůtě pro podání námitek) zadavatel obdržel Společnou námitku proti způsobu hodnocení I. a II. části zadávacího řízení od uchazeče ICT benefit, a.s., kterou zadavatel po pečlivém posouzení dne odmítnul. Za realizaci uvedených aktivit je zodpovědný tým projektových manažerů ve spolupráci s členy projektového týmu. Náklady na výše uvedené aktivity projektu byly financovány z rozpočtové kapitoly 01.02, Dohody o pracovní činnosti. Číslo klíčové aktivity 02 Název klíčové aktivity Implementace principů projektového řízení do praxe úřadu Období realizace klíčové aktivity 03/ /2013 Podrobně popište realizaci klíčové aktivity V rámci realizace aktivity probíhala specifikace a konkretizace popisu aktivity tak, aby na základě této specifikace mohli potenciálních uchazeči předložit nabídky. V rámci jednání se zúčastněnými členy realizačního týmu bylo precizováno vymezení předmětu plánované veřejné zakázky. Realizace této klíčové aktivity má přímou vazbu na výběr poskytovatele poradenských služeb v rámci VŘ 001. Z důvodu delší přípravy zadávací dokumentace k VŘ 001 a taky delší době realizace samotného zadávací řízení (náročnost procesu hodnocení subjektivních kritérií, námitka jednoho z uchazečů atd.) byla tato klíčová aktivita v uvedeném období realizována pouze ve výše uvedeném rozsahu, tj. proběhla pouze detailní specifikace a konkretizace aktivity pro potřeby zadávacího řízení. Číslo klíčové aktivity 06 Název klíčové aktivity Vzdělávání zaměstnanců Období realizace klíčové aktivity 03/ /2013 Podrobně popište realizaci klíčové aktivity V rámci realizace aktivity probíhala specifikace a konkretizace popisu aktivity tak, aby na základě této specifikace mohli potenciálních uchazeči předložit nabídky. V rámci jednání se zúčastněnými členy realizačního týmu bylo precizováno vymezení předmětu plánované veřejné zakázky. Realizace této klíčové aktivity má přímou vazbu na výběr poskytovatele poradenských služeb v rámci VŘ 001. Z důvodu delší přípravy zadávací dokumentace k VŘ 001 a taky delší době realizace samotného zadávací řízení (náročnost procesu hodnocení subjektivních kritérií, námitka jednoho z uchazečů atd.) byla tato klíčová aktivita v uvedeném období realizována pouze ve výše uvedeném rozsahu, tj. proběhla pouze detailní specifikace a konkretizace aktivity pro potřeby zadávacího řízení. Stránka 4 z 11
5 4. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU Popište problémy, které jste měli při realizaci projektu, a které mají vliv na plnění jeho cílů Příjemce dotace doposud neidentifikoval problémy, které by měly vliv na plnění cílů projektu. Příjemce dotace identifikoval několik faktorů, které ovlivnily harmonogram realizace projektu: 1. Delší příprava zadávací dokumentace VŘ 001: vzhledem k nutnosti zachovat nediskriminační charakter zadávacího řízení, rozdělil zadavatel (resp. příjemce dotace) předmět veřejné zakázky na 2 části (ve smyslu 98 zákona): předmětem 1. část veřejné zakázky je aktivita č. 1, předmětem 2. část veřejné zakázky jsou aktivity č Tato skutečnost měla vliv na to, že příprava zadávací dokumentace probíhala delší dobu, než bylo původně plánováno. 2. Delší doba potřebná pro posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci I. a II. části zadávacího řízení: z důvodu rozdělení veřejné zakázky na dvě části, probíhalo i posouzení a hodnocení nabídek zvlášť pro obě části. Navíc posouzení a hodnocení nabídek proběhlo v měsících červenec a srpen, kdy jak členové projektového týmu i členové hodnotící komise čerpali dovolenou. 3. Společná námitka proti způsobu hodnocení I. a II. části zadávacího řízení (dále jen námitka): neméně významným faktorem, který měl vliv na plnění harmonogramu projektu, bylo podání námitky ze strany uchazeče ICT benefit, a.s. Námitku sice zadavatel odmítnul, ale současně čekal, jestli uchazeč nepodá návrh na přezkum Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. K datu podání monitorovací zprávy proběhlo jednání s vítězným uchazečem ve věci předložení dokumentů potřebných k podpisu smlouvy. Popište, jak jste tyto problémy odstranili/odstraníte Stránka 5 z 11
6 5. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU Uveďte, jaké formální změny proběhly ve sledovaném období Uveďte, jaké věcné změny proběhly ve sledovaném období Aktualizace údajů k VŘ 001 (červeně jsou zvýrazněny aktualizované údaje): Pořadové číslo VŘ: 001 Je VŘ evidováno v ISVZ: Název VŘ: Vyplňované údaje k: VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Stav VŘ: Druh výběrového/zadávacího řízení: Vybráno: Specifikace druhu zadavatele: Druh VŘ podle předmětu: Ne Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Výběrové řízení Podlimitní Výběrové řízení zahájeno Zjednodušené podlimitní řízení Ne veřejný zadavatel Služby Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: ,00 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: Datum podpisu smlouvy o dílo: Výběrové řízení s více dodavateli: Ne Kromě výše uvedené aktualizace údajů u VŘ 001 bylo do MZ doplněno VŘ 002 Výběrové řízení na dodavatele odborných služeb good governance. Aktivita GOOD GOVERNANCE (aktivita č. 07 v dotační žádosti) byla vyčleněna ze zadávacího řízení 001. V rámci projektového týmu bylo rozhodnuto, že bude provedeno zpřesnění předmětu zadávacího řízení 002. Zadávací řízení č. 002 bude zahájeno po zpřesnění a případné úpravě popisu aktivity č. 07. Důvodem posunutí termínu konání VŘ 002 je delší doba přípravy zadávacího řízení - bylo nutné prověřit aktuálnost předpokládané hodnoty veřejné zakázky, vytipovat 5 potenciálních dodavatelů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace, nominace odborných členů hodnotící komise a v neposlední řadě precizace podmínek zadání, zejména pak kvalifikační předpoklady a hodnotící kritéria. S ohledem na uvedené skutečnosti jsme v této (II. opravě MZ) provedli další úpravu termínů. Rada města bude projednávat zadávací dokumentaci na svém jednání dne , tj. nejpozději předpokládáme, že zahájíme zadávací řízení. V návaznosti na to jsme provedli i aktualizaci předpokládaného termínu ukončení VŘ ( ). Finanční plán projektu: V rámci monitorovací zprávy jsme provedli aktualizaci finančního plánu projektu. Ve vazbě na výdaje realizované ve sledovaném období ( ), tj. výdaje uplatňované v rámci I. žádosti o platbu byla provedena úprava zbývajících položek finančního plánu. Aktualizace, resp. změna harmonogramu projektu: V rámci monitorovací zprávy jsme provedli aktualizaci celého harmonogramu projektu. Aktualizace harmonogramu proběhla v souladu a v návaznosti na aktuální stav realizace projektu. Aktualizace se dotkla téměř všech aktivit projektu. Změna harmonogramu projektu navržená ke schválení v rámci této monitorovací zprávy neovlivní splnění cílů ani monitorovacích indikátorů projektu. Změna harmonogramu projektu (resp. změna délky trvání jednotlivých aktivit projektu) nemá vliv na termín ukončení realizace projektu ( ). Dále je nutné uvést, že tato změna koresponduje s výstupy 1. části veřejné zakázky 001 označované jako vstupní analýza. V rámci této části byla v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo a v souladu s dotační žádostí provedena kompletní aktualizace harmonogramu realizace jednotlivých klíčových aktivit projektu. Ke změně harmonogramu jednotlivých klíčových aktivit projektu doplňujeme následující skutečnosti: Stránka 6 z 11
7 Číslo klíčové aktivity Popis změny harmonogramu Zdůvodnění změny harmonogramu 01 beze změny Délka trvání i rozložení v jednotlivých letech zůstává beze změny. V r byla aktivita realizována v měsících 03 04/2013. V rámci realizace aktivity probíhala specifikace a konkretizace popisu aktivity tak, aby na základě této specifikace mohli potenciálních uchazeči předložit nabídky. V rámci jednání se zúčastněnými členy realizačního týmu bylo precizováno vymezení předmětu plánované veřejné zakázky prodloužení o 4 měsíce zkrácení o 3 měsíce prodloužení o 1 měsíc délka realizace aktivity se nemění zkrácení o 18 měsíců délka realizace aktivity se nemění Realizace aktivita bude dále pokračovat od 01/2014 do 08/2014 ve vazbě na zahájení 2. Části veřejné zakázky. Nejede o zásadní prodloužení délky realizace aktivity, protože aktivita bude realizována od do , tj. aktivita bude realizována cca 7 měsíců. Prodloužení realizace o 1 měsíc představuje vytvoření časové rezervy pro řádné připomínkování a finalizaci dokumentů, včetně implementace principů projektového řízení do praxe. Aktivita bude nově realizována od 01/2014 do 09/2014 ve vazbě na zahájení 2. Části veřejné zakázky. Na základě vstupní analýzy (ukončeno k ) dospěl realizační tým ve spolupráci s externím dodavatelem k závěru, že na realizace této klíčové aktivity bude dostačující období 9 měsíců. Aktivita bude nově realizována od 05/2014 do 05/2015. Nejede o zásadní prodloužení délky realizace aktivity. Prodloužení realizace o cca 1 měsíc představuje vytvoření časové rezervy pro řádnou implementaci kompetenčních modelů a systémů hodnocení zaměstnanců. Dohází k posunu v realizaci aktivity na období 06/ /2015, tj. celkem 9 měsíců. Změna koresponduje s výstupy 1. části veřejné zakázky 001 označované jako vstupní analýza. V rámci této části byla v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo a v souladu s dotační žádostí provedena kompletní aktualizace harmonogramu realizace jednotlivých klíčových aktivit projektu. V r byla aktivita realizována v měsících 03 04/2013. V rámci realizace aktivity probíhala specifikace a konkretizace popisu aktivity tak, aby na základě této specifikace mohli potenciálních uchazeči předložit nabídky. V rámci jednání se zúčastněnými členy realizačního týmu bylo precizováno vymezení předmětu plánované veřejné zakázky. V původním harmonogramu realizace této aktivity (z dotační žádosti) byla na realizaci této aktivity vyčleněna prakticky celá doba trvání projektu, tj. harmonogram byl dán jako rámec pro vzdělávací aktivity, bez přesného určení týdnů, resp. měsíců, ve kterých se aktivity budou odehrávat. V rámci detailního harmonogramu realizace jednotlivých aktivit, který je výstupem vstupní analýzy, je realizace vzdělávacích aktivit navázaná na ostatní dílčí aktivity v rámci konkrétní klíčové aktivity (tj. např. vzdělávání procesní řízení I. bude realizována před samotným procesním modelováním). Dohází k posunu v realizaci aktivity na období 02/ /2015, tj. zůstává celkem 12 měsíců na realizaci aktivity. Změna koresponduje s výstupy 1. části veřejné zakázky 001 označované jako vstupní analýza. V rámci této části byla v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo a v souladu s dotační žádostí provedena kompletní aktualizace harmonogramu realizace jednotlivých klíčových aktivit projektu. Uveďte, jaké změny rozpočtu proběhly ve sledovaném období Stránka 7 z 11
8 V rámci monitorovací zprávy jsme provedli následující úpravu rozpočtu: všechny osobní výdaje původně rozpočtované v rámci položek oddílu Pracovní smlouvy, byly nově přesunuty do rozpočtového oddílu Dohody o pracovní činnosti. Tato změna byla nahlášena již v rámci ZZRP. Nyní byla realizována v rozpočtu systému BENEFIT. 6. ZMĚNY PROJEKTU PODLE BODU 15 ČÁSTI II ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V případě změn projektu se podle bodu 15 Rozhodnutí o poskytnutí dotace se postupuje podle textu v dané části právního aktu Uveďte, zda byla ve sledovaném období podána žádost o změnu projektu podle bodu Rozhodnutí o poskytnutí dotace Uveďte, zda byla ve sledovaném období nějaká změna podle bodu 15 části II Rozhodnutí o 6.2 poskytnutí dotace odsouhlasena 6.3. Uveďte, čeho se změna/y týkala/y 7. PODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU V případě podstatných změn projektu se postupuje podle platné verze Příručky pro příjemce, pokud není v Právním aktu o poskytnutí podpory stanoveno jinak Uveďte, zda byla ve sledovaném období podána žádost o podstatnou změnu projektu Změna týkající se monitorovacích indikátorů Změna bankovního účtu 7.2 Uveďte, zda byla podstatná změna ve sledovaném období odsouhlasena Uvedené změny byly odsouhlaseny Uveďte, čeho se podstatné změny týkaly Změna týkající se monitorovacích indikátorů spočívala ve změně data plánované hodnoty indikátoru z data na Změna bankovního účtu spočívala v registraci nového čísla účtu zřízeného u ČNB /0710, vedený u České národní banky 8. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU 9. Kontroly na místě Stránka 8 z 11
9 Zde popište kontrolu projektu, která byla provedena na Vašem projektu jiným subjektem, než poskytovatelem podpory (např. NKÚ, EK, FÚ, atd.). V případě, že taková kontrola na Vašem projektu neproběhla, dále nic nevyplňujte Název subjektu, který provedl/provádí kontrolu 9.2 Název kontroly 9.3. Číslo kontroly 9.4. Zaměření kontroly a závěry 9.5. Nápravná opatření splněna 1 ANO: NE: NEBYLA ULOŽENA 9.6. Vyjádření příjemce B2. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE Jako příjemce finanční podpory z OP LZZ prohlašuji, že: 1. všechny informace uvedené v předložené Monitorovací zprávě a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů; 2. projekt je realizován v souladu s Právním aktem o poskytnutí podpory z OP LZZ; 3. při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání všech výběrových řízení, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů; 4. projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, a rovných příležitostí; 5. na aktivity tohoto projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Právním aktu o poskytnutí podpory; 6. při vytváření projektových produktů (např. brožura vytvořená v rámci projektu apod.) dodržuji práva duševního vlastnictví; 7. k dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují; (Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti). 1 Označte příslušnou odpověď křížkem (písmenem x). Stránka 9 z 11
10 8. nejsem v likvidaci ve smyslu zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku; nejsem v úpadku, v hrozícím úpadku, ani proti mně není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); nebyl na můj majetek prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání; není proti mně veden výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ani proti mně není vedeno exekuční řízení dle zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu; nebyl na mě vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise (ES) prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem; toto platí také pro partnera/partnery s finančním příspěvkem. V případě, že bylo zahájeno insolvenční řízení, se použije následující: Je proti mně vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), které je nyní ve fázi: mi nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů; 10. cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro danou prioritní osu programu OP LZZ; 11. požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními Právního aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ; 12. žádost o platbu na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Právního aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ; 13. všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky; 14. kopie účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce a přiložené k soupisce odpovídají originálům účetních dokladů, které jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce; 15. jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Právního aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v žádosti o platbu je možné, že mi finanční podpora nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vynaložených prostředků; 16. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých výdajů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých výdajů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty); 2 Popište v jaké fázi insolvenčního řízení se nacházíte tedy zda bylo zahájeno insolvenční řízení ( 97) nebo bylo rozhodnuto o úpadku ( 136). Dále můžete uvést bližší informace. Stránka 10 z 11
11 17. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých výdajů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých výdajů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty). Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby příjemce Ing. Andrej Kašický, oprávněná osoba Funkce v organizaci Projektový manažer Místo a datum Podpis a razítko Doplňující informace... Stránka 11 z 11

References: zákona č. 137
 zákona č. 137
 zákona č. 337
 zákona č. 589
 zákona č. 513
 zákona č. 182
 zákona č. 328
 zákona č. 99
 zákona č. 120
 zákona č. 182
 zákona č. 435