Source: http://docplayer.hu/533792-Magyarazatok-a-magyar-kereskedelmi-es-iparkamara-altal-kis-es-mikrovallalkozasok-reszere-alkalmazasra-javasolt-vallalkozasi-mintaszerzodesekhez.html
Timestamp: 2016-10-24 07:36:08+00:00

Document:
⭐Magyarázatok a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kis- és mikrovállalkozások részére alkalmazásra javasolt vállalkozási mintaszerződésekhez
Magyarázatok a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kis- és mikrovállalkozások részére alkalmazásra javasolt vállalkozási mintaszerződésekhez
Download "Magyarázatok a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kis- és mikrovállalkozások részére alkalmazásra javasolt vállalkozási mintaszerződésekhez"
1 Magyarázatok a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kis- és mikrovállalkozások részére alkalmazásra javasolt vállalkozási mintaszerződésekhez A. Bevezetés Jelen vállalkozási mintaszerződések a az 1593/2012. (XII. 17.) Korm. határozat 1. pontja szerinti felkérés lapján, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ajánlásaként készültek, abból a célból, hogy azok főként a bejegyzett építési vállalkozások túlnyomó részét kitevő, 50 főnél kevesebb személyt foglalkoztató kis- és mikrovállalkozások, egyéni vállalkozók számára útmutatóul, segítségül szolgáljanak a generálkivitelezői és szakkivitelezői szerződéseik megkötése során. A célzott felhasználói körnek megfelelően a mintaszerződések egyrészt szakkivitelezési, másrészt generálkivitelezési mintaszerződések, amelyek a vállalkozási díj megállapításának módjára figyelemmel tételes elszámolású és átalánydíjas altípusokra oszlanak, azaz összesen négy féle mintaszerződés készült. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara törekedett arra, hogy a mintaszerződések a lehető legtömörebben, és a lehetőségekhez képest közérthetően legyenek megfogalmazva, hogy azok valóban könnyen alkalmazható mintául szolgálhassanak a célzott jogviszonyokban. Ezen alkalmazási célt szem előtt tartva nem, vagy csak opcionálisan tartalmaznak olyan jogintézményeket, amelyek általában nagyobb szerződéses összegű beruházások esetén kerülnek alkalmazásra (pl. anyavállalati garanciák, szerződés közokiratba foglalása, biztosítások kikötése stb.), azonban kis- és mikrovállalkozások, egyéni vállalkozók kisebb értékű ügyleteiben életszerűtlenek lennének. A mintaszerződések felhasználása kapcsán elsődlegesen szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy azok kizárólag általános jellegű rendelkezéseket tartalmaznak, és azokat a szerződéses jogviszonyokban az adott jogügylet körülményeinek és a felek egyedi megállapodásainak megfelelően módosítani szükséges. Az adott ügylet komplexitásának és volumenének függvényében ügyvéd vagy jogtanácsos bevonása is szükséges lehet a szerződés végleges feltételeinek elkészítése során. Ügyelni kell arra is, hogy a vállalkozási mintaszerződések több helyen választási alternatívákat, javaslatokat kínálnak az azt alkalmazók számára és ezen esetekben elegendő egyetlen kikötés (pl. foglaló vagy ügyvédi letét) alkalmazása egy adott szerződéses jogviszonyban. Ilyen esetben a szükségtelen rendelkezés értelemszerűen törlendő a végleges szerződés szövegéből. A vállalkozási mintaszerződések konkrét rendelkezést nem tartalmaznak a szerződések közokiratba foglalásának lehetőségére, mint az igényérvényesítést segítő jogi eszközre, de amennyiben a felek a konkrét szerződésüket közjegyzői okiratba (közokiratba) foglaltatják, akkor az közvetlenül végrehajtható okirat lesz, amelynek bírósági végrehajtása adott esetben sokkal egyszerűbb, hiszen a végrehajtás a bírói út mellőzésével megindítható. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara fokozottan figyelemmel kíséri a piaci körülmények és a jogszabályok változását, és annak alapján a mintaszerződések szükség szerinti módosításáról gondoskodik.2 2 A szakkivitelezésre és a generálkivitelezésre vonatkozó szerződések alapvetően a tárgyukból adódóan tartalmaznak eltéréseket. Utóbbi mintaszerződés- tekintve a generálkivitelező átfogóbb kötelezettségeit és fokozottabb felelősségét - több, a vállalkozó kötelezettségeit részletező rendelkezést tartalmaz főleg a IV. fejezetben. Ezen kikötéseket természetesen az adott munka jellegének és a felek megállapodásának függvényében lehet (kell) módosítani az alkalmazás során. A tételes elszámolású és az átalánydíjas szerződések a felek közötti elszámolás és ennek megfelelően a vállalkozási díj megállapításának módjában térnek el egymástól. Az alábbi részletes magyarázat elértő kikötés hiányában mind a négy vállalkozási mintaszerződés adott pontjaira alkalmazhatók. Amennyiben valamely magyarázat csak bizonyos szerződéstípusra vonatkozik, akkor ez a számozás megjelölésénél egyértelműen jelzésre került. B. Magyarázatok a vállalkozási szerződésminták egyes pontjaihoz I. Amennyiben az adott szerződést közbeszerzési eljárás eredményeként illetőleg építtetői fedezetkezelő közreműködésével létrejött szerződéshez kapcsolódóan (alvállalkozói szerződésként) kötik, akkor erre ezen pontban feltétlenül utalni szükséges, azzal a kikötéssel, hogy ezen tényről valamennyi további alvállalkozót is tájékoztatni kell. I.1 Ezen pontban a lehető legnagyobb részletességgel kell felsorolni mindazon tevékenységeket, amelyeket a vállalkozó a szerződés alapján köteles elvégezni a megrendelő részére. A későbbi viták elkerülés érdekében célszerű itt pontosan kitérni a vállalkozó teljesítésének fizikai határaira (pontosan körülírva pl. azon feltételeket, ahol a vállalkozó által teljesítendő létesítménynek egy másik vállalkozó által teljesített létesítménnyel össze kell épülnie és ahhoz csatlakoznia kell). A szerződés alapján egyértelműnek kell lenni annak is, hogy ezen csatlakozási pontok/felületek elkészítése mely félnek kötelezettsége és felelőssége. I.3 A feleknek a vállalkozási szerződés teljesítése során tekintettel kell lenniük különösen az alábbi jogszabályokra: (Felhívjuk a figyelmet arra, hogy jelen felsorolásunk nem kimerítő csak figyelemfelhívó jellegű.) IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről, 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM Együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól, 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról, 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról, 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról, 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendeletegyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről,3 évi XCIII. törvény a munkavédelemről, 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról, évi XCII. törvény az adózás rendjéről, évi XXXIV. tv. az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról. II.1 Amennyiben a felek a vállalkozási díjat nem átalányként, hanem tételes elszámolás alapján kívánják meghatározni, akkor a hivatkozott 2. számú mellékletként egy Költségvetést kell a szerződéshez csatolni, amely az irányadó egységárakat tartalmazza, és amely a felek elszámolásának az alapját képezi. A vállalkozási díj megállapítása kapcsán fokozottan figyelemmel kell lenni az ún. fordított adózás feltételeire az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. tv (1) b) pontja szerint. Ezen rendelkezés kimondja, hogy az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője (jelen esetben a megrendelő) fizeti a szolgáltatás nyújtásának minősülő olyan építési-szerelési és egyéb szerelési munka esetében, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is - irányul, feltéve, hogy az ingatlan létrehozatala, bővítése, átalakítása vagy egyéb megváltoztatása építési hatósági engedélyköteles, amelyről a szolgáltatás igénybevevője előzetesen és írásban köteles nyilatkozni a szolgáltatás nyújtójának. Amennyiben a kivitelezéshez építési-hatósági engedély nem szükséges, akkor a felek az általános szabályok szerint számítják fel, ill. fizetik az Áfát. II.3 tételes elszámolású szerződéseknél/átalánydíjas szerződéseknél II.2. A Műszaki és Pénzügyi ütemezésben a részszámlák feltételének a IV. 13. pontban foglalt részhatáridőkkel és a vonatkozó részteljesítésekkel összhangban kell lennie. II.3 és 5 tételes elszámolású szerződéseknél/átalánydíjas szerződéseknél II.2 és 4. Az irányadó fizetési határidő valamint a késedelmi kamat tekintetében az Európai Parlament és Tanács február 16-i 2011/7/EU irányelvét a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről Magyarországnak is kötelezően implementálnia kellett. Ezen rendelkezéseket a évi XXXIV. törvény tartalmazza, amely az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szól. A törvény késedelmes fizetésre vonatkozó kikötései 2013.július 1-én lépnek hatályba.4 4 Lényeges változás lesz a jogszabály hatályba lépését követően, hogy amennyiben a felek eltérően nem állapodnak meg a fizetési határidő 30 nap lesz a fizetési felszólítás vagy számla kézhezvételétől vagy adott esetben a teljesítéstől kezdődően. A késedelmi kamat mértéke eltérő kikötés hiányában a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke lesz. Új rendelkezés az is, miszerint a késedelmes fizetés esetén a kötelezettnek - a jogosult követelés behajtásával kapcsolatos költségei megtérítéseként legalább 40 Eurónak megfelelő forint összeget kell fizetnie. Amennyiben a felek részfizetésekben (és ennek megfelelően rész-számlák kiállításában) állapodnak meg, akkor mindkét fél érdeke azt kívánja, hogy az egyes részteljesítések amelyeket a megrendelőnek a rész-számla kiállítása előtt kell igazolnia értéke arányban álljon az adott részteljesítéshez kapcsolódó rész-számla összegével. III. A szerződéses teljesítés biztosítékaként a felek előlegben, foglalóban, avagy a vállalkozási díj ügyvédi letétbe helyezésében is megállapodhatnak. Ezen biztosítéki jellegű jogintézmények közül a felek szerződéses szándékának legmegfelelőbbet célszerű a szerződésben alkalmazni. A javasolt mintaszövegek alapján tehát a felek megállapodásának van helye a tekintetben, hogy ezen jogintézmények közül melyiket alkalmazzák, és ebben az esetben a többi kikötés törlése szükséges. III/A. Előlegnyújtása esetén az előleg a megrendelő által a vállalkozónak fizetendő vállalkozási díjba beszámít. Amennyiben az előleg a megrendelőnek bármilyen okból visszajár, ennek visszafizetésére biztosítékot nyújt a megrendelő javára a vállalkozó dolgain alapított zálogjog. III/B. Foglalót kizárólag írásban lehet érvényesen kikötni és kizárólag a szerződés megkötésekor kötelezettségvállalás jeléül lehet adni. A foglaló kikötése jellemzően adásvételi szerződések esetén történik, de az természetesen vállalkozási szerződések esetén is alkalmazható. A foglaló jogi természetét a III/B.15. pont részletezi. A foglaló gyakorlatban elfogadott mértéke a szerződéses ellenérték 10-20%-a körül mozog. III/C. A vállalkozási díj ügyvédi letétbe helyezése a felek részére kellő biztosítékot jelenthet, tekintettel arra, hogy az ügyvédi letéti szerződésben a felek részletesen meghatározhatják annak a feltételeit, amikor a letétet kezelő ügyvéd a letétet a jogosultnak köteles kiadni. Ez a konstrukció biztosítékot jelent vállalkozónak, hiszen az esedékes vállalkozási díj biztosan a rendelkezésre áll egy független harmadik személy által elkülönítetten kezelt számlán. Ezen megoldás ugyanakkor a megrendelő számára is garanciális jellegű, hiszen a letéti számlán kezelt összeg a vállalkozó részére csak akkor kerül kifizetésre, amennyiben annak a letéti szerződésben meghatározott feltételei teljes mértékben teljesülnek. Nagyobb volumenű szerződéseknél aránytalan terhet jelenthet a megrendelő számára a teljes vállalkozási díj előzetes ügyvédi letétbe helyezése, ezért lehetséges olyan szerződéses konstrukció is, amikor a megrendelő nem a teljes vállalkozási díjat, hanem csak a soron következő részszámla összegének megfelelő összeget helyezi ügyvédi letétbe.5 5 A felek a letéti szerződésben rendelkezhetnek újonnan létrejövő és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett létrehozandó Teljesítésigazolási Szakértő Szerv igénybevételéről is, amelynek alapvető szabályait a április 4-én kihirdetett évi XXXIV. törvény tartalmazza. A jogszabály Teljesítésigazolási Szakértő Szervre vonatkozó rendelkezései 2013.július 1-jén lépnek hatályba, ezen intézmény működésének részletes szabályait azonban kormányrendelet rendezi majd, amely még nem került elfogadásra. A Teljesítésigazolási Szakértő Szerv a vállalkozási szerződés teljesítését lesz hivatott vizsgálni, 3 főből álló tanácsban jár el, szakvéleményének elkészítésére 30 nap áll majd rendelkezésére. Lényeges, hogy semmisnek tekintendők azok a szerződéses kikötések, amelyek a Teljesítésigazolási Szakértő Szerv eljárását kizárják vagy korlátozzák. III/D. Bankgarancia kikötésére általában nagyobb volumenű szerződések esetén kerül sor, tekintettel annak járulékos költségeire. Bankgaranciával a jótállási időre vonatkozó megrendelői visszatartás is kiváltható az V.8 pont szerint. A fent hivatkozott jogszabály július 1-i hatályba lépését követően a felek megállapodhatnak úgy is, hogy a bankgarancia igénybevételének feltétele legyen a Teljesítésigazolási Szakértő Szerv szakvéleménye. IV.6 szakkivitelezési szerződéseknél A kárveszélyt és átszállásának időpontját a feleknek esetileg kell rendezni. A mintaszerződésekben ez akként szabályozott, hogy magáért a már elvégzett munkáért (Kivitelezés) a vállalkozó felel, de a munkaterület őrzése egyébként nem a kötelezettsége csak, ha a felek kifejezetten így állapodnak meg (l. a IV.7 pontot). IV.9 generálkivitelezési szerződéseknél A szerződés jellegéből adódóan a munkaterület őrzésének kötelezettsége és a kárveszély alapvetően a vállalkozónál van. IV.11 szakkivitelezési szerződéseknél/generálkivitelezési szerződéseknél IV.3 és IV.13. Az építési napló vezetésére és a felelős műszaki vezető alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat lásd a 191/2009 (IX.15.) Kormányrendeletben az építőipari kivitelezés tevékenységéről. Fontos, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben július 1-tőlaz építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet értelmében - az eddigi hagyományos helyett - elektronikus építési naplót kell vezetni. IV.13 szakkivitelezési szerződéseknél/generálkivitelezési szerződéseknél IV.186 6 A részhatáridők meghatározásánál a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 3. (2) d) pontja értelmében rögzíteni kell a kivitelezési tervszolgáltatásnak, az építési munkaterület átadásának, az építési napló megnyitásának, a tervezett kezdés, a részteljesítés, az átadásátvétel és a birtokbaadás határidejét vagy határnapját valamint a befejezési határidőt vagy határnapot. IV.17 szakkivitelezési szerződéseknél/generálkivitelezési szerződéseknél IV.22 A szerződés teljesítésének pontos feltételeit ebben a pontban kell rögzíteni. Az itt megjelölt dokumentumok természetesen példálózó jelleggel vannak felsorolva, ahhoz a felek megállapodásuk alapján hozzátehetnek vagy akár törölhetnek is. Különös figyelmet érdemelnek a Polgári törvénykönyv július 1-vel hatályba lépő megváltozott rendelkezései is, amelyek az átadás-átvétel feltételeire vonatkoznak ( /A. ). IV.18 szakkivitelezési szerződéseknél/generálkivitelezési szerződéseknél IV.23 A vállalkozó díjigényének biztosítékául szolgál azon konstrukció is, amelyben a munkaterületet amennyiben ezt a munka jellege lehetővé teszi a vállalkozó csak a díjának a kifizetését követően köteles a megrendelő birtokába adni. Addig a szerződés következő pontja szerint a felelős őrzés szabályai az irányadók. IV.20 szakkivitelezési szerződéseknél/generálkivitelezési szerződéseknél IV.26 A pótmunkák kapcsán utalunk arra, hogy az egységesen kialakult polgári jogi gyakorlat alapján pótmunkának minősülnek azok a munkák, amelyek nem képezik a szerződés részét, vagyis sem a tervdokumentációban sem a szerződés tárgyának részletezésében sem szerepelnek. Többletmunkának minősülnek ugyanakkor a tervdokumentációban szereplő, de a költségvetésben egyáltalán nem vagy nem kellő mértékben felvett munkák, továbbá azok a műszakilag szükséges munkák, amelyek elvégzése nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem használható. A többletmunkáknak a fenti fogalom-meghatározásból is következően alapvetően az átalánydíjas vállalkozási szerződéseknél van jelentősége, ugyanis amennyiben a vállalkozó bármilyen okból nem vette figyelembe, nem kalkulálta a tervdokumentációban szereplő (és egyébként műszakilag szükséges) munkát és így az a költségvetésbe nem vagy nem megfelelően került felvételre, akkor a vállalkozónak a többletmunkát saját költségére kell elvégeznie, ezért többletdíjazást a megrendelőtől nem igényelhet. Ezzel szemben a pótmunka minden esetben új megrendelésnek tekintendő, amelyet a vállalkozó csak külön megállapodott díjazás alapján köteles elvégezni. V.1-3. Ezen pontokban a kötbér alapjául a teljes vállalkozási díj szolgál. Amennyiben azonban a teljesítés összetettebb, osztható és jól elhatárolható részekből áll, akkor a kötbér úgy is meghatározható, hogy annak alapját csak a késedelemmel/hibás teljesítéssel/meghiúsulással érintett teljesítésrész vállalkozási díja képezi. V.57 7 A jótállás időtartamával kapcsolatban kiemelendő, hogy a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásrólszóló181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelete, amelynek alapján a jótállás időtartama főszabályként az átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjától számított 3 év. V.9 A jelenleg hatályos Ptk (2) bekezdése a szerződésszegésért való felelősség korlátozását akkor engedi meg, ha a felelősségkorlátozással járóhátrányt az ellenszolgáltatás megfelelő csökkentése vagy egyéb előny kiegyenlíti. A felelősségkorlátozás megfelelő ellentételezésében az adott konkrét szerződés megkötése során állapodhatnak meg a felek. A következménykárokért való felelősség kizárása pedig azért indokolt, mivel azok nagyságrendje a vállalkozó által előre nem látható és ezért nem is kalkulálható. VI.8 A felek a szerződésben természetesen kiköthetik valamely hatáskörrel rendelkező konkrét bíróság vagy választott bíróság kizárólagos illetékességét is. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a Fővárosi Törvényszék, a Budapest Környéki Törvényszék, valamint a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét érvényesen nem lehet kikötni. Állami bírósági peres eljárás helyett a gazdasági élet szereplői választhatják a vitarendezés alternatívmódját, a választottbírósági eljárást, amelyben a felek által megválasztott, az adott szakterületen nagy szaktudással rendelkező választottbírók járnak el. Akkor köthetnek ki a felek választottbírósági eljárást bírósági peres eljárás helyett, ha legalább a felek egyike gazdasági tevékenységgel hivatásszerűen foglalkozó személy, a jogvita e tevékenységével kapcsolatos, és a felek az eljárás tárgyáról szabadon rendelkezhetnek. A Választottbíróság egyik legfontosabb előnye a gyorsaság, ami a gazdasági élet számára elengedhetetlen, és az eljárást költséghatékonnyá teszi. Fontos tényező még az eljárás bizalmas jellege, a tárgyalás nem nyilvános. Ez a szolgáltatás az üzleti jogviták elbírálásának kedvező módja, mivel a gyors, egyfokú eljárásban hozott döntés végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs, kivételes esetekben az ítélet érvénytelenítése kérhető. A választottbírósági ítélet hatálya megegyezik a jogerős bírósági ítéletével, azzal azonos módon hajtható végre. Nemzetközi egyezmény a világ legtöbb államában garantálja a választottbírósági ítéletek elismerését és végrehajtását. Magyarországon a hazai és nemzetközi építési, beruházási ügyekből fakadó jogviták elbírálásában a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság az elmúlt évtizedekben nagyfokú szakismeretet és jelentőstapasztalatot halmozott fel.8 8 V á l l a l k o z á s i s z e r z ő d é s S z a k k i v i t e l e z é s r e ( á t a l á n y d í j a s ) mely létrejött egyrészről a. székhely:.. cégjegyzékszám/egyéni vállalkozói ig. száma:.. adószám: bankszámlaszám: képviseli:. telefon:.. fax: mint Megrendelő a továbbiakban: Megrendelő -, másrészről a.. székhely:.., cégjegyzékszám/egyéni vállalkozói ig. száma:.. adószám: bankszámlaszám: képviseli:. telefon:.. fax: MKIK nyilvántartási száma: mint Vállalkozó a továbbiakban: Vállalkozó között a mai napon az alábbi feltételekkel: I. A szerződés tárgya 1. A Megrendelő jelen szerződés alapján megrendeli a Vállalkozótól az alábbi tevékenységek elvégzését: - - (továbbiakban együtt: Kivitelezés). Megrendelő nyilatkozik, hogy a jelen Kivitelezés ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. 2. A Kivitelezés részletes feltételeire vonatkozó terveket és műleírásokat jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. Felek megállapodnak, hogy a Kivitelezés alapját képező terveket a Megrendelő szolgáltatja.9 9 3. Vállalkozó kijelenti, hogy mint a jelen szerződés teljesítéséhez kellő szakismerettel és tapasztalattal rendelkező cég, birtokában van a Kivitelezéshez szükséges tudásnak, szakembernek és eszköznek. Kijelenti továbbá azt is, hogy pontos tudomása van a Kivitelezés pontos részleteiről és a teljesítési helyszín adottságairól valamint a Kivitelezésnél irányadó jogszabályi és hatósági előírásokról. II. Vállalkozási díj 1. A jelen szerződés tárgyát képező Kivitelezés vállalkozási díja összesen,- Ft + ÁFA, azaz összesen.ft. Felek rögzítik, hogy a vállalkozási díj egyösszegű átalányár, amely a fenti I. pontban és az 1. sz. Mellékletben foglalt, Kivitelezés részét képező valamennyi munka ellenértékét tartalmazza. Vállalkozó kijelenti, hogy a fenti átalányárat azt követően határozta meg, hogy a Kivitelezéssel kapcsolatban valamennyi körülményt különös tekintettel a vonatkozó tervekre - a szakember gondosságával áttanulmányozta és megvizsgálta. 2. A Kivitelezés vállalkozási díjának kiegyenlítése az alábbi ütemezésben (Műszaki és Pénzügyi ütemezés) a Vállalkozó számlájának ellenében. napon belül átutalással történik a Vállalkozó bankszámlájára. A vállalkozási díj akkor tekintendő kiegyenlítettnek, amikor azt a Vállalkozó számláján jóváírták. A (rész)számla kiállításának feltétele minden esetben az adott (rész)teljesítésre vonatkozó teljesítésigazolás Megrendelő általi aláírása ezen teljesítésigazolás minden esetben a (rész)számla mellékletét képezi. Műszaki és Pénzügyi ütemezés: 1. részszámla összege: esedékessége:..feltétele 2. részszámla összege: esedékessége:..feltétele 3. részszámla összege: esedékessége:..feltétele 4. végszámla összege: esedékessége:. feltétele 3. Amennyiben a Megrendelő valamely fizetési kötelezettségét nem teljesíti határidőben, a Vállalkozó jogosult annak kiegyenlítéséig előzetes írásbeli felszólítást követően - a Kivitelezést felfüggeszteni. 4. Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó a mindenkori Ptk-ban szereplő mértékű kamatot számolja fel késedelmi kamatként. 5. Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező Kivitelezés részeként leszállított termékekre és a felhasznált anyagokra a tulajdonjogát a Kivitelezésre vonatkozó teljes vállalkozási díj maradéktalan kiegyenlítéséig fenntartja.10 10 III./A III. Előleg és annak zálogjoggal történő biztosítása 1. Megrendelő fizetési képessége és készsége megerősítéseként II. pontban meghatározott vállalkozási díj. %-ának megfelelő előleget fizet a Vállalkozó részére. Az előleg fizetés feltétele, hogy a Vállalkozó a munkaterületen a kivitelezéshez szükséges eszközeivel felvonuljon és a kivitelezést ha ennek vezetése jogszabály szerint kötelező - az építési naplóban, ennek hiányában a Megrendelő által a kivitelezés megkezdéséről felvett jegyzőkönyvben írásban elismerten megkezdje. Az előleget a Vállalkozó kizárólag jelen szerződés teljesítése érdekében használhatja fel. 2. Megrendelőt a vállalkozónak nyújtott előleg erejéig a Vállalkozónak a munkaterületen lévő vagyontárgyain zálogjog illeti meg. Megrendelő mindaddig, amíg e zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását. 3. Ha a Vállalkozó írásban kifogásolja a zálogjog fennállását, terjedelmét vagy azt, hogy a Megrendelő az előlegre teljes fedezetet nyújtó vagyontárgyakon felül más vagyontárgyak elszállítását is megakadályozta, a Megrendelő nyolc napon belül köteles zálogjogát bírósági úton érvényesíteni. Ha ezt elmulasztja, zálogjoga megszűnik. 4. Ha a Vállalkozó a zálogjoggal terhelt dolgot a Megrendelő engedélye nélkül elszállítja, és más megfelelő biztosítékot nem nyújt, a Megrendelő követelheti a dolognak a Vállalkozó költségén való visszaszállítását. A dolog visszaszállításával a zálogjog feléled. Ha a Vállalkozó a dolgot a felszólítást követő nyolc napon belül nem szállítja vissza a Megrendelő a határidő elteltét követő nyolc napon belül igényét bírósági úton érvényesítheti. 5. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a kapott előleget beszámítja az esedékes részszámlák összegébe. A teljes előleg beszámításával a Megrendelő zálogjoga megszűnik. III./B Foglaló 1. Megrendelő fizetési képessége és készsége, a Vállalkozó pedig teljesítési képessége megerősítéseként a kötelezettségvállalás jeléül a II. pontban meghatározott vállalkozási díj %-ának megfelelő összegű foglalót kötnek ki, mely foglalót a szerződés megkötésével egyidejűleg Megrendelő adja át vagy fizeti meg a Vállalkozó részére. Vállalkozó a szerződés aláírásával a foglaló átvételét elismeri. 2. Ha a Megrendelő és a Vállalkozó a jelen szerződést teljesítik, a foglalót a vállalkozási díjba be kell számítani, ha pedig a szerződés olyan okból szűnik meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló a Megrendelőnek visszajár. 3. Ha a jelen szerződés teljesítésének meghiúsulásáért a Megrendelő a felelős az általa adott foglalót elveszti, ha a Vállalkozó a felelős, az általa kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni a Megrendelő részére. 4. A foglaló visszaköveteléséről való lemondás, illetőleg a foglaló kétszeres visszatérítése a szerződésszegés következményei alól nem mentesít; a kártérítésbe, továbbá ha az a11 11 jelen szerződésben kikötésre került a meghiúsulási kötbérbe azonban a foglaló összege beszámít. 5. A túlzott mértékű foglalót a bíróság mérsékelheti. III./C Vállalkozási díj ügyvédi letétbe helyezése 1. Megrendelő fizetési képessége és készsége megerősítéseként II. pontban meghatározott vállalkozási díjat a jelen szerződés megkötésével egyidejűleg a jelen szerződés... sz. mellékletét képező letéti szerződés alapján ügyvédi letétbe helyezi. 2. A letéteményes ügyvéd a letétből a Megrendelő által írásban elfogadott és általa aláírt teljesítés igazolása alapján a Vállalkozó számlája ellenében, annak mértékig teljesíthet kifizetést a Vállalkozónak. 3. Amennyiben a Megrendelő és a Vállalkozó között a teljesítés igazolás kérdésében vita van, a külön jogszabályban meghatározott Teljesítésigazolási Szakértő Szerv továbbiakban TSZSZ - döntését kérik. Ha a Megrendelő és a Vállalkozó a TSZSZ döntését elfogadják, a letéteményes ügyvéd a Vállalkozó által a TSZSZ döntésének megfelelően kiállított, a Megrendelő által írásban elfogadott és általa aláírt teljesítés igazolása alapján, a teljesítésigazoláson összegszerűen meghatározott mértékig és jogcímen teljesíthet kifizetést. 4. Ha a Megrendelő vagy a Vállalkozó a TSZSZ döntését nem fogadja el, az azt vitató fél a követelése érvényesítésére a másik fél ellen bíróságon a TSZSZ döntését követő 60 napon belül - pert indíthat. Amennyiben perindításra ezen határidőben sor kerül, a letéteményes ügyvéd az ügyvédi letétben lévő vállalkozási díjat a letéti szerződés rendelkezései szerint bírósági letétbe helyezi, amivel az ügyvédi letét megszűnik. Ha a TSZSZ döntését vitató fél a követelése érvényesítésére a másik fél ellen a fenti 60 napos határidőn belül a bíróságon nem indít pert, a letéteményes ügyvéd jogosult és köteles az ügyvédi letétben lévő vállalkozási díjat a TSZSZ döntésének megfelelően a letéti szerződés feltételei szerint a Vállalkozónak részben vagy egészben kifizetni vagy a Megrendelőnek részben vagy egészben visszafizetni. IV. Teljesítési feltételek és határidők 1. Amennyiben a Kivitelezés csak építési engedély birtokában végezhető, annak beszerzése a Megrendelő kötelessége. Ebben az esetben a munkavégzés csak jogerős és végrehajtható építési engedély birtokában kezdhető meg, a záradékolt építési engedély egy példányát a Megrendelő átadja a Vállalkozónak, aki köteles azt folyamatosan a teljesítés helyszínén tartani. 2. Amennyiben a Megrendelő a Kivitelezéshez szükséges terveket a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja, azokat a Vállalkozó kizárólag jelen szerződés teljesítése érdekében, jelen szerződés időbeli hatálya alatt jogosult felhasználni, és nem jogosult azokat jogosan igénybevett alvállalkozóit, továbbá a szakhatóságokat kivéve - harmadik személynek átadni, hozzáférhetővé tenni vagy módosítani.12 12 3. Vállalkozó a tevékenységét a Megrendelő utasításai alapján köteles folyamatosan végezni, azonban köteles a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasításaira felhívni annak a figyelmét. A Vállalkozó nem végezheti el a Megrendelő utasításai szerint vagy az általa adott anyaggal a munkát, ha azzal jogszabályt vagy hatósági rendelkezést sértene vagy az élet- vagy vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne. 4. Megrendelő köteles a Kivitelezés teljesítési helyét ig jegyzőkönyvileg munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, és azt a teljesítés idején folyamatosan fenntartani. Amennyiben a Megrendelő a fenti és egyéb más, jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét nem teljesíti határidőben, a teljesítési határidő ezen késedelem idejével automatikusan meghosszabbodik. Ha a Megrendelő a teljesítési hely átadásával 5 napot meghaladó késedelembe esik, a Vállalkozó jogosult a szerződéstől elállni. 5. Vállalkozó betartja a teljesítés helyén irányadó munkavédelmi, vagyonvédelmi és tűzvédelmi előírásokat és megteszi a szükséges intézkedéseket a tevékenységével összefüggő esetleges károk, balesetek, sérülések elkerülése érdekében. 6. A Kivitelezésért a kárveszélyt az átadás-átvétel időpontjáig a Vállalkozó viseli. A kárveszély az átadás-átvétellel száll át a Megrendelőre. 7. Vállalkozó kizárólag a tervek szerinti minőségű, megrendelő által jóváhagyott anyagokat jogosult beépíteni a Kivitelezés során. Vállalkozó a köteles továbbá a vonatkozó magyar jogszabályokat, hatósági előírásokat és szabványokat betartani és a szükséges megfelelőségi tanúsítványokat beszerezni. Vállalkozó a munkaterület és az ott elhelyezett dolgok őrzéséért kizárólag akkor felel, ha a felek kifejezetten így állapodtak meg. 8. Valamely épületrész eltakarása előtt a Vállalkozó köteles 2 munkanappal előbb értesíteni a Megrendelőt. Ha a Megrendelő ezen értesítés ellenére az ellenőrzést elmulasztja, a beépített részt utóbb csak akkor ellenőrizheti, ha annak költségeit a Vállalkozónak megtéríti. 9. Amennyiben a Kivitelezéshez szükséges anyagok beszerzése a Megrendelő kötelessége, akkor köteles azokat olyan időben beszerezni és a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, hogy az a folyamatos munkavégzést lehetővé tegye és azt ne hátráltassa vagy akadályozza. 10. Felek megállapodnak, hogy a Kivitelezésből eredően keletkezett bontási vagy építési törmelék jogszabályoknak megfelelő elhelyezése valamint Vállalkozó saját felvonulási jellegű létesítményeinek kivitelezése és bontása, és ebből adódóan a terület megtisztítása a Vállalkozó kötelessége. 11. Vállalkozó a jogszabály által előírt esetben és módon építési napló vezetésére és felelős műszaki vezető alkalmazására köteles. 12. Vállalkozó jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése érdekében alvállalkozót, továbbá egyéb közreműködőt jogosult igénybe venni, azok tevékenységéért azonban úgy felel, mint a sajátjáért.13 A Vállalkozó a Kivitelezést a. cím,. helyrajzi szám alatti teljesítési helyen a Műszaki és Pénzügyi ütemezés szerint véghatáridőre köteles teljesíteni. 1. részhatáridő: 2. részhatáridő: 14. A Felek jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, és kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul tájékoztatni, amely a Kivitelezést bármilyen módon befolyásolhatja. 15. A Kivitelezés megtörténtét a Felek 3 példányban átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik, amelyet mindkét fél aláír. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírására jogosult személy a Megrendelő részéről építési műszaki ellenőr/felelős műszaki vezető. 16. A Megrendelő az átvételt kizárólag olyan hiba vagy hiányosság esetén jogosult megtagadni, amely a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Amennyiben a Megrendelő az átadás-átvételi jegyzőkönyvet a fentiek ellenére nem írja alá, azonban a Kivitelezést ténylegesen használatba veszi, az a használatbavétel napján minden jogkövetkezmény tekintetében átvettnek tekintendő. A Kivitelezés olyan hibáját vagy hiányosságát, amelynek elhárítását a Vállalkozó megfelelő határidőben vállalja, a Felek a határidő megjelölésével feltüntetik az átadás-átvételi jegyzőkönyvben. A hiba vagy hiányosság elhárításáig a Megrendelő jogosult a vállalkozási díj arányos részét visszatartani. 17. A sikeres átadás-átvétel feltételei a következők: a Kivitelezési munka szerződésszerű megvalósítása, az előírt szabványoknak, specifikációknak és a műszaki követelményeknek való megfelelés, a Kivitelezési eredményeként létrejött létesítmény fenntartásához és működéséhez szükséges alábbi magyar nyelvű jegyzőkönyvek és műszaki dokumentációk átadása: 2 pld. szabványossági, érintésvédelmi, villámvédelmi, szigetelés ellenállás mérési jegyzőkönyv, 1 pld. kivitelezői szabványossági nyilatkozat, minőségi tanúsítások 1 pld-ban (építész, gépész, elektromos), beépített anyagokra vonatkozó mű- és anyagbizonylatok 1 pld-ban, gépkönyvek, kezelési, használati és karbantartási utasítások, garanciajegyek 1 pldban. 18. A Vállalkozó a jelen szerződésben rögzített Kivitelezést határidőben teljesíti, amennyiben az arra vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása jelen szerződésben foglalt teljesítési határidőben megtörténik. Vállalkozó a munkaterületet és azon belül a Kivitelezést a sikeres átadás-átvételt követően, a vállalkozási díj teljes kiegyenlítését követően köteles a Megrendelőnek birtokba adni. Ezen átadást a felek jegyzőkönyvben rögzítik. 19. A Vállalkozó a teljes vállalkozási díj kiegyenlítésének megtörténtéig a már Megrendelő által írásban elismerten elkészült munkaterület és ezen belül a Kivitelezés Megrendelő14 14 birtokába adását megtagadhatja, ilyen esetben a Kivitelezés a Vállalkozó felelős őrzésébe kerül, az őrzés költségei és a kárveszély viselése a Megrendelőt terheli. 20. Amennyiben pótmunka elvégzése válik szükségessé a Megrendelő részéről, annak pontos feltételeiről a Felek külön írásban állapodnak meg. Pótmunkának minősülnek azon munkák, amelyek nem képezik az I. pont és az 1. sz. melléklet értelmében a Kivitelezés részét. V. Késedelem, hibás teljesítés, jótállás, szavatosság 1. A Kivitelezés késedelmes teljesítése vagyis a véghatáridő elmulasztása - esetén a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a Kivitelezés vállalkozási díjának a késedelem idejére számított heti %-a, de legfeljebb. %. 2. A Kivitelezés hibás teljesítése esetén a Megrendelő a késedelmi kötbérrel egyező mértékű kötbérre jogosult mindazon időtartamra vonatkozóan, amely alatt a Vállalkozó a hibát el nem hárítja. 3. A Kivitelezés meghiúsulása esetén a Vállalkozó a vállalkozási díj.%-val egyező összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. 4. Megrendelő jogosult a fentiek szerinti kötbért az esedékes (rész)számla összegébe beszámítani. 5. A Vállalkozó a jelen szerződés alapján teljesített Kivitelezésre az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásától számított hónap jótállást vállal. 6. A Megrendelő köteles a jogszabály szerinti jótállási idő alatt felmerült, jótállás körébe tartozó hibát annak észlelése után haladéktalanul írásban közölni a Vállalkozóval. Ezen kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért a Megrendelő felelős. 7. A Vállalkozó jótállási, és szavatossági kötelezettsége nem terjed ki a termék természetes elhasználódásából, a rendeltetésellenes vagy hanyag kezelésből, üzemeltetésből, rongálásból, vagy bármely olyan egyéb behatásból eredő hibára vagy hiányosságra, amely miatt jelen szerződés vagy jogszabály alapján a Vállalkozót felelősség nem terheli. Mentesül a Vállalkozó jótállási kötelezettségei alól, ha a meghibásodás a Megrendelő, vagy az általa megbízott harmadik személy által végzett átalakítási, átszerelési vagy egyéb, a használati utasításba és a műleírásba ütköző tevékenységéből ered. 8. Jótállási biztosítékként Megrendelő jogosult a jótállás időtartamára a végszámlából kamatmentesen visszatartani a vállalkozási díj összegének.%-át. Megrendelő ezen biztosíték terhére akkor jogosult a Vállalkozó jótállási/szavatossági kötelezettségébe tartozó hibát harmadik személlyel elháríttatni, amennyiben erre a Vállalkozót előzetesen megfelelő határidő tűzésével felszólította, és amennyiben ez eredménytelen maradt. 9. A Kivitelezéssel összefüggésben a Vállalkozó az általa felróhatóan a Megrendelőnek okozott károk megtérítésért fennálló felelősségét a vállalkozási díj erejéig/.-szerese15 15 erejéig korlátozza, a következmény károk (így különösen elmaradt haszon, kamatveszteség, termeléskiesés stb.) vonatkozásában pedig kizárja. A felelősségkorlátozás nem vonatkozik a Vállalkozó szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségére. A felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti vállalkozási díj (és/vagy egyéb kedvezmény) a vállalkozó jelen szerződésben található felelősségkorlátozására és felelősség alóli mentesülésére tekintettel kerültek meghatározásra és ezáltal a Ptk (2) bekezdésének megfelelő ellentételezésnek minősül. VI. Vegyes rendelkezések 1. Felek szerződéssel kapcsolatban jognyilatkozat tételére jogosult képviselői: Megrendelő: Név: Telefon: Fax: Vállalkozó: Név: Telefon: Fax: A átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírására jogosult személy a Megrendelő részéről: Név: Telefon: Fax: 2. Jelen szerződés alapján rendkívüli felmondásra jogosult valamely fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, amennyiben a szerződésszegés abbahagyására a másik felet előzetesen megfelelő határidő biztosításával felhívta, azonban ez eredménytelen maradt. Rendkívüli felmondásra jogosult a Vállalkozó különösen akkor, ha a Megrendelő valamely fizetési kötelezettségével.. napot meghaladó késedelembe esik, Megrendelő pedig akkor, ha a Vállalkozót az MKIK építőipari kivitelezői nyilvántartásából törölték. Bármelyik fél jogosult rendkívüli felmondásra, ha a másik fél ellen csőd-vagy felszámolási eljárás indul, vagy ha adószámát felfüggesztették. 3. Szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem-, vagy részleges nemteljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha az a szerződés hatályának beálltát követően felmerülő, előre nem látható elháríthatatlan erő következménye (vis maior). A vis maior helyzet bekövetkezéséről és megszűnéséről szerződő felek egymást haladéktalanul értesítik, és a megszűnést követően mindent megtesznek a szerződésszerű teljesítés érdekében. 4. A jelen szerződés csak a szerződő felek közös megegyezésével módosítható. A szerződés módosításának írásbeli formában kell történnie.16 16 5. Felek kijelentik, hogy a másik félre vonatkozóan jelen szerződés alapján tudomásukra jutott minden tényt, adatot, információt titokban tartanak, és azt a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül - harmadik fél rendelkezésére nem bocsátják és hozzáférhetővé nem teszik. 6. Jelen szerződésben hivatkozott alábbi mellékletek a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik. 1. sz. melléklet A kivitelezés részletes feltételeire vonatkozó tervek és műleírások 2. sz. melléklet Ügyvédi letéti szerződés 3. sz. melléklet A felek nyilatkozata az ÁFÁ-ról szóló évi CXXVII.tv 142. (1) b) pontja szerint 4. sz. melléklet Jelen szerződés a felek általi aláírása napján lép hatályba. 8. A jelen szerződésből eredő jogvitákat szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, igényeiket a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt érvényesítik. 9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló évi IV. tv. rendelkezései és más vonatkozó jogszabályok az irányadóak.., Megrendelő.. Vállalkozó17 17 V á l l a l k o z á s i s z e r z ő d é s G e n e r á l k i v i t e l e z é s r e ( á t a l á n y d í j a s ) mely létrejött egyrészről a. székhely:.. cégjegyzékszám/egyéni vállalkozói ig. száma:.. adószám: bankszámlaszám: képviseli:. telefon:.. fax: mint Megrendelő a továbbiakban: Megrendelő -, másrészről a.. székhely:.., cégjegyzékszám/egyéni vállalkozói ig. száma:.. adószám: bankszámlaszám: képviseli:. telefon:.. fax: MKIK nyilvántartási száma: mint Vállalkozó a továbbiakban: Vállalkozó között a mai napon az alábbi feltételekkel: I. A szerződés tárgya 1. A Megrendelő jelen szerződés alapján megrendeli a Vállalkozótól a. munkák generál-kivitelezését (továbbiakban: Kivitelezés). Megrendelő nyilatkozik, hogy a jelen Kivitelezés ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. 2. A Kivitelezés részletes feltételeire vonatkozó terveket és műleírásokat jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. Felek megállapodnak, hogy a Kivitelezés alapját képező terveket a Megrendelő szolgáltatja. 3. Vállalkozó kijelenti, hogy mint a jelen szerződés teljesítéséhez kellő szakismerettel és tapasztalattal rendelkező cég, birtokában van a Kivitelezéshez szükséges tudásnak, szakembernek és eszköznek. Kijelenti továbbá azt is, hogy pontos tudomása van a Kivitelezés pontos részleteiről és a teljesítési helyszín adottságairól valamint a Kivitelezésnél irányadó jogszabályi és hatósági előírásokról.18 18 4. A Vállalkozó fő kötelezettsége a Kivitelezés komplett megvalósításához szükséges valamennyi munka elvégzése, és elvégeztetése, az igénybe veendő többi alvállalkozó munkájának az összehangolása, velük a szerződések megkötése, végül pedig annak átadása. 5. A Vállalkozó az elvégzett munkáért az alvállalkozók teljesítését is beleértve - teljes eredményfelelősséggel tartozik. 6. A Megrendelő fő kötelezettsége a Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének az elősegítése, átvétele és a jelen szerződésben meghatározott vállalkozási díj kifizetése. Megrendelő egyben nyilatkozik arról is, hogy a Kivitelezéshez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésére áll. II. Vállalkozási díj 1. A jelen szerződés tárgyát képező Kivitelezés vállalkozási díja összesen,- Ft + ÁFA, azaz összesen.ft. Felek rögzítik, hogy a vállalkozási díj egyösszegű átalányár, amely a fenti I. pontban és az 1. sz. Mellékletben foglalt, Kivitelezés részét képező valamennyi munka ellenértékét tartalmazza. Vállalkozó kijelenti, hogy a fenti átalányárat azt követően határozta meg, hogy Kivitelezéssel kapcsolatban valamennyi körülményt különös tekintettel a vonatkozó tervekre - a szakember gondosságával áttanulmányozta és megvizsgálta. 2. A Kivitelezés vállalkozási díjának kiegyenlítése az alábbi ütemezésben (Műszaki és Pénzügyi ütemezés) a Vállalkozó számlájának ellenében. napon belül átutalással történik a Vállalkozó bankszámlájára. A vállalkozási díj akkor tekintendő kiegyenlítettnek, amikor azt a Vállalkozó számláján jóváírták. A (rész)számla kiállításának feltétele minden esetben az adott (rész)teljesítésre vonatkozó teljesítésigazolás Megrendelő általi aláírása ezen teljesítésigazolás minden esetben a (rész)számla mellékletét képezi. Műszaki és Pénzügyi ütemezés: 5. részszámla összege: esedékessége:..feltétele 6. részszámla összege: esedékessége:..feltétele 7. részszámla összege: esedékessége:..feltétele 8. végszámla összege: esedékessége:. feltétele 3. Amennyiben a Megrendelő valamely fizetési kötelezettségét nem teljesíti határidőben, a Vállalkozó jogosult annak kiegyenlítéséig előzetes írásbeli felszólítást követően - a Kivitelezést felfüggeszteni. 4. Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó a mindenkori Ptk-ban szereplő mértékű kamatot számolja fel késedelmi kamatként.19 19 5. Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező Kivitelezés részeként leszállított termékekre és a felhasznált anyagokra a tulajdonjogát a Kivitelezésre vonatkozó teljes vállalkozási díj maradéktalan kiegyenlítéséig fenntartja. III./A III. Előleg és annak zálogjoggal történő biztosítása 1. Megrendelő fizetési képessége és készsége megerősítéseként II. pontban meghatározott vállalkozási díj. %-ának megfelelő előleget fizet a Vállalkozó részére. Az előleg fizetés feltétele, hogy a Vállalkozó a munkaterületen a kivitelezéshez szükséges eszközeivel felvonuljon és a kivitelezést ha ennek vezetése jogszabály szerint kötelező - az építési naplóban, ennek hiányában a Megrendelő által a kivitelezés megkezdéséről felvett jegyzőkönyvben írásban elismerten megkezdje. Az előleget a Vállalkozó kizárólag jelen szerződés teljesítése érdekében használhatja fel. 2. Megrendelőt a vállalkozónak nyújtott előleg erejéig a Vállalkozónak a munkaterületen lévő vagyontárgyain zálogjog illeti meg. Megrendelő mindaddig, amíg e zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását. 3. Ha a Vállalkozó írásban kifogásolja a zálogjog fennállását, terjedelmét vagy azt, hogy a Megrendelő az előlegre teljes fedezetet nyújtó vagyontárgyakon felül más vagyontárgyak elszállítását is megakadályozta, a Megrendelő nyolc napon belül köteles zálogjogát bírósági úton érvényesíteni. Ha ezt elmulasztja, zálogjoga megszűnik. 4. Ha a Vállalkozó a zálogjoggal terhelt dolgot a Megrendelő engedélye nélkül elszállítja, és más megfelelő biztosítékot nem nyújt, a Megrendelő követelheti a dolognak a Vállalkozó költségén való visszaszállítását. A dolog visszaszállításával a zálogjog feléled. Ha a Vállalkozó a dolgot a felszólítást követő nyolc napon belül nem szállítja vissza a Megrendelő a határidő elteltét követő nyolc napon belül igényét bírósági úton érvényesítheti. 5. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a kapott előleget beszámítja az esedékes részszámlák összegébe. A teljes előleg beszámításával a Megrendelő zálogjoga megszűnik. III./B Foglaló 1. Megrendelő fizetési képessége és készsége, a Vállalkozó pedig teljesítési képessége megerősítéseként a kötelezettségvállalás jeléül a II. pontban meghatározott vállalkozási díj %-ának megfelelő összegű foglalót kötnek ki, mely foglalót a szerződés megkötésével egyidejűleg Megrendelő adja át vagy fizeti meg a Vállalkozó részére. Vállalkozó a szerződés aláírásával a foglaló átvételét elismeri. 2. Ha a Megrendelő és a Vállalkozó a jelen szerződést teljesítik, a foglalót a vállalkozási díjba be kell számítani, ha pedig a szerződés olyan okból szűnik meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló a Megrendelőnek visszajár.20 20 3. Ha a jelen szerződés teljesítésének meghiúsulásáért a Megrendelő a felelős az általa adott foglalót elveszti, ha a Vállalkozó a felelős, az általa kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni a Megrendelő részére. 4. A foglaló visszaköveteléséről való lemondás, illetőleg a foglaló kétszeres visszatérítése a szerződésszegés következményei alól nem mentesít; a kártérítésbe, továbbá ha az a jelen szerződésben kikötésre került a meghiúsulási kötbérbe azonban a foglaló összege beszámít. 5. A túlzott mértékű foglalót a bíróság mérsékelheti. III./C Vállalkozási díj ügyvédi letétbe helyezése 1. Megrendelő fizetési képessége és készsége megerősítéseként II. pontban meghatározott vállalkozási díjat a jelen szerződés megkötésével egyidejűleg a jelen szerződés... sz. mellékletét képező letéti szerződés alapján ügyvédi letétbe helyezi. 2. A letéteményes ügyvéd a letétből a Megrendelő által írásban elfogadott és általa aláírt teljesítés igazolása alapján a Vállalkozó számlája ellenében, annak mértékig teljesíthet kifizetést a Vállalkozónak. 3. Amennyiben a Megrendelő és a Vállalkozó között a teljesítés igazolás kérdésében vita van, a külön jogszabályban meghatározott Teljesítésigazolási Szakértő Szerv továbbiakban TSZSZ - döntését kérik. Ha a Megrendelő és a Vállalkozó a TSZSZ döntését elfogadják, a letéteményes ügyvéd a Vállalkozó által a TSZSZ döntésének megfelelően kiállított, a Megrendelő által írásban elfogadott és általa aláírt teljesítés igazolása alapján, a teljesítésigazoláson összegszerűen meghatározott mértékig és jogcímen teljesíthet kifizetést. 4. Ha a Megrendelő vagy a Vállalkozó a TSZSZ döntését nem fogadja el, az azt vitató fél a követelése érvényesítésére a másik fél ellen bíróságon a TSZSZ döntését követő 60 napon belül - pert indíthat. Amennyiben perindításra ezen határidőben sor kerül, a letéteményes ügyvéd az ügyvédi letétben lévő vállalkozási díjat a letéti szerződés rendelkezései szerint bírósági letétbe helyezi, amivel az ügyvédi letét megszűnik. Ha a TSZSZ döntését vitató fél a követelése érvényesítésére a másik fél ellen a fenti 60 napos határidőn belül a bíróságon nem indít pert, a letéteményes ügyvéd jogosult és köteles az ügyvédi letétben lévő vállalkozási díjat a TSZSZ döntésének megfelelően a letéti szerződés feltételei szerint a Vállalkozónak részben vagy egészben kifizetni vagy a Megrendelőnek részben vagy egészben visszafizetni. III./D Vállalkozási díj bankgaranciával történő biztosítása 1. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a II. 2 pontban foglalt becsült (előirányzott) vállalkozási díj 100 %-nak megfelelő összegű, I. osztályú magyar bank által kiállított visszavonhatatlan, feltétel nélküli bankgaranciát ad a Vállalkozónak jelen szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül. Amennyiben a Megrendelő ezen kötelezettségét határidőben nem teljesíti, Vállalkozó jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni. Több megjelenítése
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám: Részletesebben ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m
Megrendelõ ny. száma: MO / 109 / 2010. ikt. száma: II/2061/2010. Vállalkozó ny. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ 3./ Szerzõdés (ajánlati) Részletesebben VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Részletesebben GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS
11748007- GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Veszprémi Főegyházmegye, (8200 Veszprém, Vár u.18., képviseli: Dr. Márfi Gyula, érsek, adószám: 19897253-1-19, bankszámlaszám: 20180812) Részletesebben az alkalmazás használatához
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311 Részletesebben Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények
Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633 Részletesebben SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
63 hkp VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely egyrészről létrejött az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. címe: 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2. adószám: 12794726-2-11 bankszámlaszáma: 12028003-00345927-00100003 (Raiffeisen Részletesebben Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei
1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Részletesebben 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről
1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), Részletesebben MUNKAANYAG. Gombosné Rása Éva. A munka befejezése, levonulás a munkaterületről. Számlakészítés, a munka teljesítésének igazolása
Gombosné Rása Éva A munka befejezése, levonulás a munkaterületről. Számlakészítés, a munka teljesítésének igazolása A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok I. A követelménymodul száma: Részletesebben AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Hatály, fogalmak 1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2014. szeptember 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. 2. Jelen ÁSZF-ben Részletesebben VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött az Oroszlányi Szolgáltató Zrt címe: 2840 Oroszlány, Bánki Donát u. 2. adószám:12794726-2-11 bankszámlaszáma:12028003-00345927-00100003 cégjegyzékszám: 11-10-001601 Részletesebben Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011
Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 MEGJEGYZÉS: Valamennyi Termék illetve Szolgáltatás értékesítésének kifejezett Részletesebben VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a
2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely: Részletesebben VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Általános rendelkezések A Phoenix Contact Kereskedelmi Kft. (2040 Budaörs, Gyár u. 2., adószám: 10849868-2-13) mint szállító (továbbiakban Szállító) és a Vevő között Részletesebben MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK. - a fogyasztóvédelemben -
MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK - a fogyasztóvédelemben - Mintalevelek és szerzôdéstípusok a fogyasztóvédelemben Szerkesztette: Dr. Baranovszky György Kiadó: Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége Részletesebben KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Részletesebben 2013. évi XXXIV. törvény
2013. évi XXXIV. törvény az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, Részletesebben MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003 Részletesebben Üzletszabályzat - általános rész
Üzletszabályzat - általános rész 1. Fogalmak 1.1. Az K&H Autópark Bérleti és Szolgáltató Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) (a továbbiakban Társaság) üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat) Részletesebben VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

References: bíróság 
 bíróság 
 Bíróság 
 bíróság 
 bíróság 
 bíróság