Source: https://www.slideshare.net/HFQA/informe-anual-para-provias
Timestamp: 2018-03-18 01:13:26+00:00

Document:
Informe Anual para PROVIAS
30'th CCQC by Maxpromotion 902 views
Paz Delgado, Natural vox - I+D+i en... by Innobasque Agenci... 561 views
BNHS Nature camps 2014 by Bnhs Programmes 596 views
8th Annual Pediatric Dermatology Sy... by MDConferenceFinde... 589 views
Learn German with Theresa - Lesson 7 by Theresa Chen 338 views
Consumer Health Information Gets a ... by CarolPerryman 5046 views
Informe Anual para PROVIAS NACIONAL del año 2007
1. APURÍMAC Julio 2007
2. PROVIAS DESCENTRALIZADO PROYECTOS VIALES EN LA REGIÓN APURÍMAC Mediante Decreto Supremo Nº 029-2006-MTC se crea el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado – PROVIAS DESCENTRALIZADO, adscrito al Viceministerio de Transportes, como consecuencia de la fusión por absorción del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Departamental – Provías Departamental y el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Rural – Provías Rural, correspondiéndole a este último la calidad de incorporante. El PROVIAS DESCENTRALIZADO desarrolla acciones para mejorar las condiciones de transitabilidad de la red vial, a través de la rehabilitación de caminos, mantenimiento rutinario y periódico, mejoramiento de caminos de herradura que favorece a la reducción de la extrema pobreza. Asimismo da especial énfasis al fortalecimiento institucional de los Gobiernos Regionales y Locales en el marco del proceso de descentralización, favorece la participación del sector privado y sociedad civil, en alianza estratégica con el Estado con el fin de contribuir a la superación de la pobreza e impulsar el desarrollo rural con participación financiera e institucional de los gobiernos locales y regionales. El PROVIAS DESCENTRALIZADO promueve la gestión descentralizada de caminos departamentales y rurales, y que las prioridades de inversión en materia de infraestructura vial lo determinen los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales en los Planes Viales Departamentales y Planes Viales Provinciales, respectivamente, para ser financiadas a través del Programa de Caminos Departamentales (PCD) y programa de Transporte Rural Descentralizado (PTRD). I. INVERSIONES EN APURÍMAC EN LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES • En el marco del Programa de Caminos Departamentales (PCD) el MTC conjuntamente con el Gobierno Regional de Apurímac, en el año 2004 se formuló el Plan Vial Departamental Participativo de la Región Apurímac que fue aprobado por el Gobierno Regional mediante Ordenanza Regional N° 029-2005-CR-APURÍMAC, del 04 de noviembre de 2005; identificando y priorizando 7 rutas departamentales (692.95 Km.). • Se suscribieron los convenios: Marco de Adhesión, Fortalecimiento Institucional y Financiero para la ejecución del Programa de Caminos Departamentales. • Los procesos de selección están a cargo de comités designados por el Gobierno Regional. Nota Informativa Apurímac Julio - 2007
3. PROVIAS DESCENTRALIZADO • Para el 2007 se tiene programado ejecutar los siguientes proyectos: Proyectos con financiamiento para el 2007 (PCD) Meta Presupuesto Carretera (km) 2007 (S/.) Carretera Aparaya - Camino Yanaquilca – 34.75 773,600 Mollebamba Carretera Mollebamba - Antabamba 16.48 366,944 Carretera Tambobamba - Mayotinco – 19.50 433,660 Chalhuahuacho Carretera Chalhuahuacho - Huanccaccalla - 28.31 629,046 Haquira - Llachua - Quiñota Carretera Huanccor-Lambrama 18.27 451,840 Supervisión Mant. Periódico de Carreteras 212,407 G.R. Apurímac • Además, se cuenta con un presupuesto de S/. 1’400,000 que será transferido en el marco del proceso de descentralización al Gobierno Regional para el mantenimiento periódico de las carreteras: Proyectos con financiamiento para el 2007 (RECURSOS ORDINARIOS) Meta Presupuesto Carretera (km) 2007 (S/.) EMP.R26A-L.V.(PAMPACHIRI). Tramo: 106 700,000. Andahuaylas- Pampachiri EMP. R26A - LAMBRAMA - 140 700,000. CHUQUIBAMBILLA / VILCABAMBA – PROGRESO. Tramo: Lambrama - Chuquibambilla - Vilcabamba – Progreso II. INVERSIONES EN APURÍMAC EN CAMINOS RURALES En el periodo 1995 – 2001 durante la primera etapa del Programa Caminos Rurales, en el departamento de Apurímac, se rehabilitaron 1,149 km de caminos vecinales y se mejoraron 586 km de caminos de herradura. En la segunda etapa del Programa Caminos Rurales, en el periodo 2002-2006, se han rehabilitado 383 km de caminos vecinales y se mejoraron 397 km de caminos de herradura. En el marco del proceso de descentralización el año 2004 se transfirió al Gobierno Regional la gestión del mantenimiento vial rutinario de 234 km de caminos departamentales. En el mismo año se transfirió a los Gobiernos Locales la gestión del mantenimiento vial rutinario de 327 km de caminos vecinales. La gestión vial descentralizada se realiza a través de los Institutos Viales Provinciales – IVP de los Gobiernos Locales. El departamento de Apurímac cuenta con 7 provincias en todas ellas se han creado IVPs Abancay, Chincheros, Grau, Andahuaylas, Cotabambas, Aymaraes y Antabamba. Nota Informativa Apurímac Julio - 2007
4. PROVIAS DESCENTRALIZADO Los Gobiernos Locales e IVPs actúan en base a los Planes Viales Provinciales Participativos, principal instrumento de gestión vial rural. En Apurímac se han elaborado los Planes Viales Provinciales Participativos (PVPP) para las 7 provincias. Se continúa prestando asesoramiento a los gobiernos locales para lograr consolidar la gestión vial a través de los Institutos Viales Provinciales y afianzar el proceso de descentralización. Las acciones del año 2007 en vías departamentales y rurales se encuentran detalladas en el anexo adjunto. Lima, julio 2007 Nota Informativa Apurímac Julio - 2007
5. PROGRAMA DE INVERSION EN RED VIAL 2007 APURÍMAC VALOR AVANCE A LA PROYECTOS PROVINCIA DISTRITO CANTIDAD (Km) CANTIDAD 2007 (Km) PRESUPUESTO 2007 COMENTARIOS FECHA DE INICIO ESTADO DEL PROYECTO ESTIMADO FECHA (%) APURIMAC ESTUDIOS DE REHABILITACION DE CAMINOS 74.50 74.50 1,041,270 595,050 ANTABAMBA Antabamba - Huancapampa (41.00Km) ANTABAMBA /POCOHUANCA 41.00 41.00 148,830 148,830 12/01/2007 55% EN EJECUCION PROYECTO FINANCIADO POR EL PCD, SE TUVO RETRASOS EN EN INICIO DEL Andahuaylas-Ccoriccorral (67 km) ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS 33.50 33.50 892,440 446,220 SETIEMBRE. ESTUDIO POR DEMORAS EN LA RESOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA A LOS GOB REGIONALES. ESTUDIOS DE PRE INVERSION 174.60 174.60 406,993 406,993 PROYECTO FINANCIADO POR EL PCD, SE TUVO RETRASOS EN EN INICIO DEL Andahuaylas-Pampachiri - Negromayo (174.6 ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS /PAMPACHIRI 174.60 174.60 406,993 406,993 SETIEMBRE ESTUDIO POR DEMORAS EN LA km) RESOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA A LOS GOB REGIONALES. ESTUDIOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO 36.53 36.53 42,576 42,576 PROYECTO FINANCIADO POR EL PCD, NO INICIA EL ESTUDIO POR DEMORAS EN LA Huanccor - Lambrama (36.53 km) ABANCAY LAMBRAMA 36.53 36.53 42,576 42,576 AGOSTO RESOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA A LOS GOB REGIONALES. ESTUDIOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO 77.77 77.77 62,500 62,500 PROYECTO FINANCIADO POR RECURSOS PROPIOS, NO INICIA EL ESTUDIO POR LAMBRAMA Lambrama - Chuquibambilla. ABANCAY / GRAU /CHUQUIBAMBILLA 77.77 77.77 62,500 62,500 SETIEMBRE DEMORAS EN LA RESOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA A LOS GOBIERNOS REGIONALES. SUPERVISION DE REHABILITACION DE CAMINOS 96.06 14.66 466,575.59 67,978.11 Huanipaca - Tambobamba COTABAMBAS TAMBOBAMBA 17.40 2.14 159,911 19,708 26/07/2005 100% CONCLUIDA Dv Saywite Cachora - Punta Carretera ABANCAY SAN PEDRO DE CACHORA 16.00 2.18 121,607 16,590 15/07/2005 100% CONCLUIDA Cachora Choquequirao ABANCAY SAN PEDRO DE CACHORA 32.86 4.48 72,352 9,860 20/09/2005 100% CONCLUIDA Choquequirao Tambobamba COTABAMBAS TAMBOBAMBA 17.00 3.93 60,501 13,989 25/10/2005 100% CONCLUIDA Huaccana - Sapsipampa Toccso Maramara CHINCHEROS HUACCANA 12.80 1.92 52,204 7,831 24/01/2006 100% CONCLUIDA SUPERVISION DE MANTENIMIENTO PERIODICO 339.14 324.20 376,420 359,841 CHINCHEROS/ OBRA CONCLUIDA . PENDIENTE LA Chincheros - Laguna Patacocha Tunapita CHINCHEROS CHALHUANCA 21.00 10.21 26,324 12,794 19/04/2006 100% LIQUIDACIÓN DE LA OBRA Desvio Chicmo-Rebelde Huayrana-Huancane; SANTA MARÍA DE CHICMO/ OBRA CONCLUIDA . PENDIENTE LA CHINCHEROS URANMARCA 25.30 21.15 30,500 27,450 26/01/2006 100% LIQUIDACIÓN DE LA OBRA Ccollpaccasa-Ranracancha-Ocobamba PROYECTO FINANCIADO POR RECURSOS PROPIOS, NO INICIA EL ESTUDIO POR LAMBRAMA Lambrama - Chuquibambilla ABANCAY / GRAU /CHUQUIBAMBILLA 77.77 77.77 112,000 112,000 SETIEMBRE DEMORAS EN LA RESOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA A LOS GOBIERNOS REGIONALES. PROYECTO FINANCIADO Mollebamba - Antabamba ANTABAMBA JUAN ESPINOZA MEDRANO 32.96 32.96 30,732 30,732 POR EL PCD, SETIEMBRE EN PROCESO DE SELECCIÓN PROYECTO FINANCIADO Tambobamba - Mayotinco - Chalhuahuacho COTABAMBAS HUANIPACA 39.00 39.00 36,364 36,364 POR EL PCD, SETIEMBRE EN PROCESO DE SELECCIÓN Chalhuahuacho - Huanccaccalla - Haquira - PROYECTO FINANCIADO COTABAMBAS HAQUIRA 56.61 56.61 52,783 52,783 POR EL PCD, SETIEMBRE EN PROCESO DE SELECCIÓN Llachua - Quiñota AYMARAES / Progreso-Palca-Huaquere COTABAMBAS COTARASE / COYLLURQUI 17.00 17.00 22,915 22,915 AGOSTO ANTABAMBA / COTARUSE / JUAN PROYECTO FINANCIADO Aparaya - Camino Yanaquilca - Mollebamba AYMARAES ESPINOZA MEDRANO 69.50 69.50 64,802 64,802 POR EL PCD, SETIEMBRE EN PROCESO DE SELECCIÓN MANTENIMIENTO RUTINARIO 0 0 115.14 115.14 271,074 271,074 0 Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales MULTIPROVINCIAL MULTIDISTRITAL 65.28 65.28 180,574 180,574 100% CONCLUIDA COTABAMBAS / TAMBOBAMBA / SAN Mantenimiento Rutinario Peru Francia ABANCAY PEDRO DE CACHORA 49.86 49.86 90,500 90,500 100% CONCLUIDA REHABILITACION DE CAMINOS 27.38 0.22 485,954 69,393 Huanipaca -Tambobamba (Liquidacion) ABANCAY HUANIPACA 17.40 60,000 60,000 09/09/2005 100% CONCLUIDA CONCLUIDA. PENDIENTE SALDO DE Chuquibambilla - Chapimarca ABANCAY / GRAU CHUQUIBAMBILLA 9.98 0.22 425,954 9,393 27/05/2004 100% LIQUIDACIÓN MEJORAMIENTO CAMINOS DE HERRADURA 25.86 25.86 156,525 156,525 Mollecarasca- Chapimarca AYMARAES CHAPIMARCA 4.00 4.00 23,171 23,171 23/12/2006 100% CONCLUIDA Pataypampa - Jatahuasi - Piyay GRAU PATAYPAMPA 3.86 3.86 22,372 22,372 23/12/2006 100% CONCLUIDA Pataypampa - San Marcos GRAU PATAYPAMPA 5.00 5.00 36,668 36,668 23/12/2006 100% CONCLUIDA Curasco - Antapata - Taclla GRAU MICAELA BASTIDAS 13.00 13.00 74,314 74,314 23/12/2006 100% CONCLUIDA MANTENIMIENTO PERIODICO 318.14 310.55 4,204,235 4,119,646 PROYECTO FINANCIADO POR RECURSOS PROPIOS, NO INICIA EL ESTUDIO POR LAMBRAMA Lambrama - Chuquibambilla. APURIMAC ABANCAY / GRAU /CHUQUIBAMBILLA 77.77 77.77 1,400,000 1,400,000 SETIEMBRE DEMORAS EN LA RESOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA A LOS GOBIERNOS REGIONALES. PROYECTO FINANCIADO Mollebamba - Antabamba ANTABAMBA JUAN ESPINOZA MEDRANO 32.96 32.96 384,149 384,149 POR EL PCD, SETIEMBRE EN PROCESO DE SELECCIÓN PROYECTO FINANCIADO Tambobamba - Mayotinco - Chalhuahuacho COTABAMBAS HUANIPACA 39.00 39.00 454,545 454,545 POR EL PCD, SETIEMBRE EN PROCESO DE SELECCIÓN Chalhuahuacho - Huanccaccalla - Haquira - PROYECTO FINANCIADO COTABAMBAS HAQUIRA 56.61 56.61 659,790 659,790 POR EL PCD, SETIEMBRE EN PROCESO DE SELECCIÓN Llachua - Quiñota Desvio Chicmo-Rebelde Huayrana- Huancane ANDAHUAYLAS SANTA MARÍA DE CHICMO 16.80 11.76 161,059 112,742 100% CONCLUIDA Ccollpaccasa-Ranracancha-Ocobamba CHINCHEROS URANMARCA 8.50 5.95 105,516 69,242 100% CONCLUIDA AYMARAES / SE INICIARÁ PROCESO DE SELECCIÓN Progreso-Palca-Huaquere COTABAMBAS COTARASE / COYLLURQUI 17.00 17.00 229,155 229,155 SETIEMBRE ABREVIADA CUANDO SE APRUEBE LA LEY ANTABAMBA / COTARUSE / JUAN PROYECTO FINANCIADO Aparaya - Camino Yanaquilca - Mollebamba AYMARAES ESPINOZA MEDRANO 69.50 69.50 810,023 810,023 POR EL PCD, SETIEMBRE EN PROCESO DE SELECCIÓN TOTAL APURIMAC 0.00 0.00 7,514,122.39 6,151,576.36 1 de 1
30'th CCQC
Paz Delgado, Natural vox - I+D+i en las lenguas / I+G+b hizkuntzetan
BNHS Nature camps 2014
8th Annual Pediatric Dermatology Symposium
Consumer Health Information Gets a Second LIfe
Make ads with a 52% conversion rate

References: RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN