Source: https://www.appaltinforma.it/vademecum-tutti-i-possibili-effetti-del-covid-19-sugli-appalti-di-lavori/
Timestamp: 2020-07-16 01:34:48+00:00

Document:
Vademecum: tutti i possibili effetti del covid-19 sugli appalti di lavori - AppaltInforma
Vademecum: tutti i possibili effetti del covid-19 sugli appalti di lavori
SOSPENSIONE DA PARTE DEL RUP DEL CONTRATTO IN ESSERE (art. 107, co. 2, Codice + art. 10, DM 49/2018): eventuale apposizione di RISERVA se la sospensione è ab initio illegittima
RIPRESA DEI LAVORI (art. 107, Codice): eventuale apposizione di RISERVA sul verbale di ripresa se le condizioni alle quali avviene la ripresa sono illegittime
RICHIESTA DI PROROGA ex art. 107, co. 5, Codice: è una “concessione” del RUP, sentito il DL
RICHIESTA DI UN TERMINE SUPPLETIVO (previsto nella prassi): si chiede un termine, per ultimare il contratto, che tenga conto: a) del periodo di sospensione; b) delle diverse modalità di esecuzione del contratto che richiedono nuove modalità esecutive; c) degli specifici adempimenti in materia di sicurezza
RICHIESTA DI VARIANTE ex art. 106, co. 1, lett. c), Codice e art. 8, D.M. 49/2018 (circostanze impreviste e imprevedibili). NB: non deve alterare la «natura generale del contratto» (v. comma 4) e non può superare il 50% del valore di contratto nei settori ordinari (v. comma 7)
RICHIESTA DI VARIANTE «NON VARIANTE» ex art. 106, co. 2, Codice: 10% del valore iniziale di contratto. NB: non può alterare la «natura complessiva» del contratto
RICHIESTA DI VARIANTE ex art. 106, co. 1, lett. b), Codice: lavori supplementari
NB: SOLO PER PARTICOLARI CONTRATTI DI LAVORI (CONTRATTI «APERTI» O «ACCORDI QUADRO»): PROROGA DEL «TEMPO» CONTRATTUALE AGLI STESSI PREZZI, PATTI E CONDIZIONI: DEVE ESSERE PREVISTA AB INITIO NEL REGOLAMENTO DI GARA
NB: SOLO PER PARTICOLARI CONTRATTI DI LAVORI (CONTRATTI «APERTI» O «ACCORDI QUADRO»): RINNOVO ALLORCHÉ MUTA ALMENO UN ELEMENTO OLTRE AL FATTORE «TEMPO» (NB: v. il principio generale dell’art. 106, co. 1, lett. a), Codice: DEVE ESSERE PREVISTO AB INITIO NEL REGOLAMENTO DI GARA)
NB: SOLO PER PARTICOLARI CONTRATTI DI LAVORI (CONTRATTI «APERTI» O «ACCORDI QUADRO»): PROROGA TECNICA v. art. 107, co. 1, Codice (NB: stessi prezzi, patti e condizioni o «più favorevoli per la stazione appaltante»)
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’APPALTATORE PER MANCATA COOPERAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE: v. giurisprudenza
RISOLUZIONE AI SENSI DEL CODICE CIVILE DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE (ex artt. 1453/1456, c.c.)
RISOLUZIONE DA PARTE DELL’APPALTATORE O DELLA STAZIONE APPALTANTE PER IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA TOTALE O PARZIALE (art. 1463 e ss., c.c.) NB: v. anche art. 91, D.L. 18/2020. Va dimostrata l’impossibilità assoluta di adempiere nel prosieguo del contratto anche utilizzando la massima diligenza possibile
RISOLUZIONE DELL’APPALTATORE PER ECCESSIVA ONEROSITA’ (art. 1467 e ss., c.c.)
ADEGUAMENTO DEI PREZZI AI MAGGIORI COSTI DEGLI ONERI E COSTI DELLA SICUREZZA NON INTERFERENZIALI E MODIFICA DEL PSC E DEL POS ED EVENTUALMENTE DEL DUVRI
RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE ex art. 109, Codice: con pagamento del 10%

References: art. 10
 art. 107
 art. 106
 art. 8
 art. 106
 art. 106
 art. 107
 art. 91
 art. 109