Source: http://docplayer.it/17193849-Lavori-di-completamento-dei-banchinamenti-interni-del-porto-di-carloforte-documento-preliminare-alla-progettazione.html
Timestamp: 2018-09-25 08:04:33+00:00

Document:
LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI BANCHINAMENTI INTERNI DEL PORTO DI CARLOFORTE DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE. - PDF
Download "LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI BANCHINAMENTI INTERNI DEL PORTO DI CARLOFORTE DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE."
Leonzia Verde
1 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Servizio Opere di Competenza Regionale e degli Enti LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI BANCHINAMENTI INTERNI DEL PORTO DI CARLOFORTE DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE. Art. 8, 8 comma 1, lett. c) e art. 15, commi 4 e 5 del Regolamento sui Lavori Pubblici D.P.R n 554
2 Situazione iniziale Il porto di Carloforte, prospiciente l omonimo centro abitato, si trova sulla costa est dell'isola di San Pietro ed è protetto dal Molo Sanità a nord e dal Molo San Vittorio a sud. All interno del bacino portuale il banchinamento di riva è costituito da una spezzata intervallata dal Molo Tagliafico e dal Molo San Pietro, che costituiscono gli accosti per le motonavi in servizio di linea con l Isola madre. L Amministrazione Regionale, negli ultimi anni, ha finanziato e realizzato più interventi per il riordino delle banchine e dei moli dello scalo tabarchino, interventi che hanno portato ad un miglioramento sostanziale della operatività e della sicurezza del porto e che, fatto non secondario, hanno consentito di realizzare finiture di pregio quali le nuove pavimentazioni in pietra naturale della Calata Fortunata Novella. Obbiettivi generali L intervento ha lo scopo di completare il riallineamento in avanzamento del banchinamento di riva compreso tra il Molo Tagliafico ed il Molo San Carlo, di cui è stato attuato un primo stralcio compreso tra il Molo San Pietro ed il Molo Tagliafico suddetto. Tale avanzamento, con il conseguente tombamento dell attuale banchina ormai vetusta, darà luogo ad un consistente ampliamento delle aree a terra di stretta pertinenza portuale, a favore di una miglior operatività complessiva dello scalo, ed in particolare consentirà uno snellimento del traffico veicolare. Esigenze da soddisfare L intervento consentirà il conseguimento di un più alto livello di sicurezza della struttura portuale grazie alla realizzazione di una struttura di accosto antiriflettente in avanzamento a mare (che comporta una attenuazione dell agitazione ondosa nello specchio acqueo portuale e la riduzione, in condizioni meteomarine particolarmente avverse, di possibili danni al centro abitato), una gestione più razionale e celere delle operazioni d imbarco/sbarco dei veicoli dai traghetti che collegano l Isola di San Pietro alla Sardegna, nonché migliori condizioni di circolazione veicolare nel centro abitato. Norme tecniche da rispettare Le principali norme a cui riferirsi nella progettazione ed esecuzione dei lavori in argomento sono le seguenti: D.P.R , n 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici); D.M (Norme Tecniche per le Costruzioni); D.Lgs , n 152 (Norme in materia ambientale); D.Lgs , n 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); L.R , n 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi); Vincoli di legge relativi al contesto in cui l intervento è previsto Le opere previste dovranno essere assoggettate alle procedure di verifica d impatto di cui all art. 1, comma 6, del D.P.R , in quanto le stesse sono ascrivibili alla fattispecie di cui all Allegato B punto 7 lettera q ( progetti d intervento su porti già esistenti; ) della norma richiamata. Non si è a conoscenza di ulteriori particolari vincoli di legge, legati al contesto in cui si andrà a realizzare l opera, che ne possano impedire l esecuzione. 2/6
3 Funzioni da svolgere Il piazzale che si verrà a creare tra il vecchio ed il nuovo banchinamento di riva farà venir meno la strozzatura che attualmente connota tale ambito portuale, con riflessi positivi sulla circolazione stradale cittadina e sui tempi d imbarco/sbarco dei veicoli trasportati dai traghetti in servizio sulle linee per Porto Vesme e Calasetta. Parte del nuovo piazzale potrà quindi essere utilmente impiegato l incolonnamento dei veicoli in partenza per l Isola madre, ovvero quale area di accumulo per i veicoli che sbarcano a Carloforte, nonché per l allestimento di manifestazioni turistiche a carattere stagionale. Requisiti tecnici da rispettare L intervento previsto consiste nella realizzazione di un nuovo banchinamento di riva in avanzamento a mare, compreso tra il Molo San Carlo ed il Molo San Pietro ed allineato con il dente d attracco sud di quest ultimo, per una lunghezza di circa m 55. Il nuovo muro di banchina, munito di celle antirisacca per lo smorzamento dell agitazione presente nella darsena portuale, dovrà essere imbasato a - 7,00 m s.l.m.m. e avrà coronamento a + 1,30 m s.l.m.m. È previsto inoltre il riempimento a tergo del nuovo muro di banchina per la formazione del relativo piazzale, raccordato con le aree circostanti, la pavimentazione del piazzale stesso, la fornitura e posa in opera degli arredi di banchina, costituiti da bitte d ormeggio, anelloni, parabordi, scalette alla marinara, e le necessarie opere accessorie. Gli arredi portuali, il coronamento del ciglio di banchina e le pavimentazioni dovranno essere coerenti con le caratteristiche di finitura degli interventi di completamento del porto di recente esecuzione. Il banchinamento verrà realizzato su apposito scanno d imbasamento, previa esecuzione degli eventuali interventi di bonifica/escavo del fondale e dello specchio acqueo prospiciente, con getto in paratia di conglomerato cementizio ovvero, in analogia agli ultimi interventi consimili eseguiti nel medesimo scalo, con cassoni cellulari in conglomerato cementizio armato. Il rinfianco della banchina ed riempimento retrostante per la realizzazione del nuovo piazzale avverrà con materiale arido di cava e/o con il materiale proveniente dall escavo del fondale, qualora le caratteristiche dello stesso ne consentano l utilizzo. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie saranno infine realizzate opere minori quali l arredo, la pavimentazione e la sistemazione a verde della nuova Calata di Corso Battellieri (piazzale di riva a sud del Molo San Carlo), opere finalizzate sia al miglioramento del confort dei passeggeri in arrivo e in partenza dallo scalo tabarchino, sia alla razionalizzazione delle aree di sosta degli automezzi di tale ambito portuale. Impatti dell opera sulle componenti ambientali L intervento previsto appare, per dimensioni, ubicazione e tipologia delle opere da realizzarsi, tale da non creare impatti ambientali. Gli unici aspetti con potenziali criticità sono legati alla eventuale bonifica/escavazione del fondale per l imbasamento della nuova banchina. In tal caso sarà infatti necessario verificare la reimpiegabilità dei materiali di escavo nell ambito dei lavori stessi, ovvero determinarne le necessarie procedure di smaltimento in discarica. Fasi di progettazione e tempi di svolgimento Il progetto sarà redatto secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità. Il progettista dovrà inoltre seguire le attività connesse o preordinate all attività progettuale. 3/6
4 Il progetto preliminare stabilirà i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione della tipologia e categoria dell intervento e delle indicazioni del presente Documento Preliminare. In questa fase andranno quindi espletati i necessari riscontri puntuali di natura geotecnica per la determinazione delle caratteristiche di portanza del fondale e la scelta della tipologia del muro di banchina da realizzarsi. Si stima per tale fase un durata di 20 gg. Il progetto definitivo, redatto sulla base del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, dovrà contenere tutti gli elementi necessari ai fini dell acquisizione di tutti i nulla osta, autorizzazioni, concessioni o permessi comunque denominati che siano propedeutici all approvazione del progetto stesso. Si stima per tale fase un durata di 40 gg. Il progetto esecutivo costituirà la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definirà compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto sarà redatto nel rispetto del progetto definitivo approvato. Si stima per tale fase un durata di 30 gg. Livelli di progettazione Elaborati grafici e tecnico-amministrativi da redigere Fatto salvo e ribadito quanto esposto al punto precedente, si evidenzia che il progetto preliminare dovrà essere costituito, con riferimento all art. 18 del D.P.R. n 554/99, almeno dai seguenti elaborati: a) relazione illustrativa; b) relazione tecnica; c) studio di prefattibilità ambientale; d) indagini geologiche e archeologiche preliminari; e) planimetria generale e schemi grafici; f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; g) calcolo sommario della spesa. h) relazione paesaggistica di cui al DPCM e relative simulazioni fotografiche; Il progetto definitivo itivo dovrà essere costituito, con riferimento all art. 25 del D.P.R. n 554/99, almeno dai seguenti elaborati: a) relazione descrittiva; b) relazioni geologica e geotecnica; c) relazioni tecniche specialistiche; d) rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento delle opere; e) elaborati grafici; f) studio di impatto ambientale ovvero studio di fattibilità ambientale (eventuali); g) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; h) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; i) computo metrico estimativo; l) quadro economico. Il progetto esecutivo dovrà essere costituito, con riferimento all art. 35 del D.P.R. n 554/99, almeno dai seguenti elaborati: a) relazione generale; b) relazioni specialistiche; c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti; d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 4/6
5 e) piani di manutenzione dell opera e delle sue parti; f) piani di sicurezza e di coordinamento; g) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico; h) cronoprogramma; i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; l) quadro della incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l opera o il lavoro; m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto. Dovrà inoltre essere predisposta, quale prestazione accessoria alla progettazione esecutiva, tutta la documentazione tecnico-amministrativa preordinata alla acquisizione della disponibilità delle aree e degli specchi acquei demaniali marittimi interessati dall esecuzione dei lavori. Gli elaborati delle diverse fasi progettuali dovranno essere redatti in conformità alle prescrizioni di cui al D.P.R. n 554/1999, nel rispetto degli standard dimensionali e di costo, e in modo da assicurare la piena compatibilità dell opera con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale. Per tutte le fasi di progettazione l Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la presentazione di ulteriori elaborati, qualora ritenuti necessari per una maggiore definizione dell opera in oggetto. Ai sensi dell articolo 7, comma 16, della L.R. n 5/2005, il progetto esecutivo dovrà essere approvato con determinazione del Dirigente cui compete l'assunzione dell'impegno e l'ordinazione della spesa, previo parere del settore dell'assessorato competente per materia che ha curato l istruttoria. Fonti di finanziamento - Limiti finanziari Stima dei costi dell opera La Giunta Regionale, con deliberazione n 20/8 del , ha provveduto a rimodulare gli interventi ricompresi nell ambito dell Accordo di Programma Quadro Mobilità Settore Portualità previsti dalla precedente D.G.R.S. n 33/20 del , la cui copertura finanziaria è assicurata dai fondi assegnati dallo Stato alla Regione con delibera C.I.P.E. n 3 del In particolare è stata prevista la realizzazione dell intervento in parola, dell importo complessivo di ,00, costituente limite invalicabile per la esecuzione dell opera nel suo complesso (Spese dirette e indirette). Si stima che l importo dei lavori a base d asta e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sia pari ad ,00, mentre l I.V.A. sui lavori, al 20%, ammonterebbe ad ,00, restando a disposizione dell Amministrazione la somma di ,00. Sistema di realizzazione dell opera Le caratteristiche dell opera da realizzarsi, per la quale sono definibili con certezza ingombri, materiali e tecniche di esecuzione, ancorché le eventuali lavorazioni di bonifica/escavo/imbasamento siano caratterizzati da un certo grado di aleatorietà, sono tali da consentire un affidamento dell appalto dei lavori a corpo. Cagliari, Il Direttore del Servizio Dott. Ing. Rodolfo Contù Ing. A.N. / Sett. Port. Geom. G. C. / Resp. Sett. 5/6
6 CARLOFORTE F15 - D.P.P.2 6/6
Architetti e lavori pubblici: per un approccio più consapevole
Architetti e lavori pubblici: per un approccio più consapevole Trento 24 marzo 2015, ore 17.00 19.00 auditorium Centro Congressi Interbrennero via Innsbruck 13 Trento Indice dei contenuti 1. Protocollo
c) conformità del progetto alla normativa vigente ed in particolare agli strumenti urbanistici;
V Settore Lavori Pubblici e Urbanistica OGGETTO: Progetto definitivo di Ristrutturazione di un bene confiscato alla mafia in contrada Polleri da destinare a laboratori artigianali a servizio del fabbricato

References: Art. 8
 art. 15
 art. 1
 art. 18
 art. 25
 art. 35
 articolo 7