Source: http://docplayer.it/17888107-Copia-n-334-del-07-11-2013.html
Timestamp: 2020-05-26 08:36:50+00:00

Document:
copia n 334 del - PDF Download gratuito
copia n 334 del
Download "copia n 334 del 07.11.2013"
1 CITTÀ DI AGROPOLI (Provincia di Salerno) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE copia n 334 del OGGETTO : LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI E DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA A. DE GASPERI. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA. L anno duemilatredici il giorno SETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 11,30 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da: Avv. Francesco Alfieri Sindaco Dott. Adamo Coppola Vice Sindaco Sig. Gerardo Santosuosso Assessore Sig. Francesco Crispino Assessore Avv. Eugenio Benevento Assessore Sig. Massimo La Porta Assessore Risultano assenti : BENEVENTO. Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo
2 AREA LAVORI PUBBLICI Servizio lavori pubblici Proposta di deliberazione della Giunta comunale Proponente: SINDACO Oggetto : Lavori di sistemazione dei marciapiedi e della pubblica illuminazione di via A. De Gasperi. Approvazione della perizia di variante e suppletiva. PREMESSO: che nel Programma triennale e nell Elenco annuale 2011 dei lavori pubblici approvati con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del fu inserito l intervento per l esecuzione dei lavori di sistemazione dei marciapiedi e della pubblica illuminazione di via A. De Gasperi per un importo di ,00; che per far fronte alle spese per la realizzazione dell intervento di cui sopra fu chiesto con nota n del un prestito di ,00 alla Cassa depositi e prestiti; che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 349 del 21 novembre 2011 fu approvato, ai fini della contrazione del prestito di ,00 con la Cassa depositi e prestiti, il progetto definitivo per i lavori di sistemazione dei marciapiedi e della pubblica illuminazione di via A. De Gasperi per il predetto importo di ,00; che in data fu acquisito al n di protocollo il contratto di prestito trasmesso dalla Cassa depositi e prestiti; che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 271 del fu approvato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione dei marciapiedi e della pubblica illuminazione di via A. De Gasperi per un importo complessivo di ,00, di cui ,98 per lavori, compresi 6.143,36 per oneri di sicurezza, ed ,02 per somme a disposizione dell Amministrazione; che con determinazione n. 068 del 03 aprile 2013 fu conferito all arch. Pasquale Del Duca, con studio in Agropoli alla via C. Battisti 1, e all arch. Michele Pescina, con studio in Agropoli alla piazza Giovanni XXIII, quali componenti di Raggruppamento temporaneo di Professionisti, l incarico congiunto per la direzione, per la contabilità e per la redazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori di sistemazione dei marciapiedi e della pubblica illuminazione di via A. De Gasperi ; che con verbale del , acquisito in pari data al n di protocollo, si procedette in via di urgenza alla consegna dei lavori; che con contratto n. 962 di repertorio del i sopra indicati lavori di sistemazione dei marciapiedi e della pubblica illuminazione di via A. de Gasperi furono concessi in appalto alla M.D. GROUP S.r.l. (P. I.V.A ), con sede in Napoli al viale della Costituzione centro direzionale - Isola A/3, per un importo complessivo di ,79, di cui ,43 per importo di aggiudicazione ed 6.143,36 per oneri di sicurezza; che in data 25 giugno 2013 i Direttori dei lavori depositavano al n di protocollo il Verbale n. 1 di concordamento nuovi prezzi determinato dalla necessità di variare alcuni lavori nei limiti di cui all articolo 132, comma 3, 1 periodo, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163; che con nota n di protocollo del 12 luglio 2013 l arch. Giuseppe Bilotti, Responsabile del procedimento, comunicava ai Direttori dei lavori la volontà del Sindaco di pavimentare anche i marciapiedi di Via Dante Alighieri, a partire dell incrocio con Via A. De Gasperi ed in prosieguo degli attuali lavori e li invitava a favorire presso il Servizio lavori pubblici per le indicazioni del caso;
3 che in data 25 luglio 2013 i Direttori dei lavori depositavano al n di protocollo il Verbale n. 2 di concordamento nuovi prezzi determinato dalla necessità di variare alcuni lavori sempre nei limiti di cui all articolo 132, comma 3, 1 periodo, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163; VISTI gli elaborati della perizia di variante e suppletiva dei Lavori di sistemazione dei marciapiedi e della pubblica illuminazione di via A. De Gasperi, depositati al n di protocollo del 30 ottobre 2013 ed al n di protocollo del 7 novembre 2013, redatta dall arch. Pasquale Del Duca e dall arch. Michele Pescina per l importo di ,00, di cui ,91 per lavori, al netto del ribasso d asta del 34,358% e comprensivi degli oneri di sicurezza pari a ,04, per somme a disposizione dell Amministrazione ed ,24 disponibili, costituita dai seguenti elaborati: 1) Relazione tecnica, documentazione fotografica e quadro economico riepilogativo; 2) Elaborati grafici di variante: PROGETTO MARCIAPIEDI PROGETTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PROGETTO ATTRAVERSAMENTI PEDONALI PROGETTO CANALIZZAZZIONE ACQUE BIANCHE 3) Computo metrico; 4) Elenco prezzi e Verbale n. 3 di concordamento Nuovi prezzi; 5) Quadro comparativo; 6) Stima incidenza sicurezza; 7) Schema di Atto di sottomissione. VISTI, in particolare, lo schema di Atto di sottomissione ed i Verbali n. 1, 2 e 3 di concordamento Nuovi prezzi, facenti parte della perizia di cui sopra, sottoscritti per accettazione senza eccezioni e riserve da Raffaele Cioffo, giusta delega del Legale Rappresentante della M.D. GROUP S.r.l., esecutrice dei lavori, depositata al n di protocollo del 7 novembre 2013; VISTO l articolo 132 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l articolo 161 del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, ed in particolare il comma 9, 1 periodo; RITENUTO di approvare la perizia di variante e suppletiva dei Lavori di sistemazione dei marciapiedi e della pubblica illuminazione di via A. De Gasperi di cui sopra, così come predisposta dall arch. Pasquale Del Duca e dall arch. Michele Pescina, Direttori dei lavori, per le motivazioni di cui in narrativa; DATO ATTO che i lavori e le spese sono finanziati con il prestito di ,00 contratto con la Cassa depositi e prestiti con n di posizione e imputati all intervento n Capitolo n ; VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - Titolo V; VISTI gli articoli 48 e 49 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni; DELIBERA 1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione. 2) Approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di sistemazione dei marciapiedi e della pubblica illuminazione di via A. De Gasperi acquisita al n di protocollo del 30 ottobre 2013 ed al n di protocollo del 7 novembre 2013, redatta dall arch. Pasquale Del Duca e dall arch. Michele Pescina per l importo di ,00, così ripartito:
4 A LAVORI POST GARA VARIANTE A.1 Importo complessivo delle opere , ,19 A.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 6.143, ,04 A.3 Lavori a base d'asta al netto degli oneri di sicurezza , ,15 A,4 A detrarre il ribasso d'asta 34,358% , ,28 B Lavori al netto del ribasso compresi gli oneri di sicurezza , ,91 Maggiori lavori compresi gli oneri di sicurezza ,11 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE B.1 Lavori in economia in progetto, esclusi dall appalto - B.2 Forniture e servizi ,63 B.3 Rilievi, accertamenti e indagini - B.4 Allacciamenti ai pubblici servizi - B.5 Imprevisti 5% - B.6 Acquisizione di aree - B.7 Acquisizione di immobili - B.8 Accantonamento art. 133, c. 4, d.lgs. n. 163/2006 2% - B.9 Spese generali, comprese di I.V.A., così distinte: B.9.1 B.9.2 B.9.3 B.9.4 B.9.5 Spese tecniche relative alla progettazione ecc. Spese per attività di consulenza o di supporto Spese per commissioni giudicatrici Spese per pubblicità Spese accertamenti laboratorio, verifiche ecc. B.10 IVA sui lavori (A1 + B5 ) 10% , ,59 B.11 IVA su B.9 QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO <12% , ,00 21% 6.402,52 22% 6.583,63 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE , ,85 Disponibilità , ,24 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO , ,00 3) Considerare quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, quantunque non allegati, lo schema di Atto di sottomissione ed i Verbali di concordamento nuovi prezzi, richiamati in narrativa, redatti dall arch. Pasquale Del Duca e dall arch. Michele Pescina, Direttori dei lavori, sottoscritti per accettazione senza eccezioni e riserve da Raffaele Cioffo, giusta delega del Legale Rappresentante della M.D. GROUP S.r.l., esecutrice dei lavori, depositata al n di protocollo del 7 novembre ) Dare atto, come riportato nel Quadro economico riepilogativo, che l importo complessivo del quadro economico del progetto principale di ,00 non varia e che l importo del contratto n. 962 di repertorio del aumenta di ,11, per lavori al netto del ribasso d asta del 34,358% e comprensivi degli oneri di sicurezza. Agropoli,lì Firma del proponente f.to Avv. Francesco Alfieri
5 PARERE TECNICO : Il Responsabile del Servizio lavori pubblici - Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n 267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole. Data Il Responsabile del Servizio f.toarch. Giuseppe Bilotti IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole Con imputazione della spesa sul cap. intervento del bilancio Data Il Responsabile del Servizio di ragioneria f.to Sig. Biagio Motta
6 Giunta comunale Vista la suesposta proposta di deliberazione; Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, del responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile di Ragioneria, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati DELIBERA Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui integralmente riportato. Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
7 letto, confermato e sottoscritto. IL SINDACO f.to Avv. Francesco Alfieri L ASSESSORE ANZIANO f.to sig. Gerardo Santosuosso IL SEGRETARIO GENERALE f.to dott.ssa Angela Del Baglivo Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all Albo Pretorio: Agropoli, li IL MESSO COMUNALE f.to BARONE CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. Agropoli, li Il Dirigente F.to Dott. Eraldo Romanelli

References: articolo 132
 articolo 132
 articolo 132
 articolo 161
 art. 133
 art.49
 art.49