Source: http://slideplayer.it/slide/1009274/
Timestamp: 2017-01-23 02:43:59+00:00

Document:
Geom. Daniele Debernardi Costi della Sicurezza in cantiere Premessa. - ppt scaricare
Geom. Daniele Debernardi Costi della Sicurezza in cantiere Premessa.
PubblicatoLuigi Maggi
Presentazione sul tema: "Geom. Daniele Debernardi Costi della Sicurezza in cantiere Premessa."— Transcript della presentazione:
Geom. Daniele Debernardi Costi della Sicurezza in cantiere Premessa 2
Geom. Daniele Debernardi2 Punti fissi per il calcolo dei costi della sicurezza Elenco tassativo delle voci di costo sicurezza di cui allart. 7 c. 1 DPR 222/03. Valido spartiacque che separa ciò che è costo di sicurezza inerente il PSC e ciò che invece non va considerato. Specificità del cantiere, su cui il coordinatore esercita unattività di progettazione, che assume la valenza di unazione amministrativa di discrezionalità tecnica – INGERENZA nelle scelte esecutive dellimpresa – riconoscimento dei costi contrattuali. Esclusione dei costi generali – ambito applicativo D.Lgs 626/94 – salvo il caso in cui il PSC li preveda. 3
Geom. Daniele Debernardi3 I Punti critici Coinvolgimento da parte dei progettisti normato esclusivamente dallart. 1 c.1 del DPR 222/03. Mancanza di nuovi prezzari con voci adeguate allevoluzione normativa in tema di sicurezza. 4
Geom. Daniele Debernardi4 Inquadramento normativo 5
Geom. Daniele Debernardi5 Nel corso di una lunga evoluzione normativa, il concetto di costo della sicurezza ha assunto diverse configurazioni e si è prestato a molteplici interpretazioni. Si è passati da un regime in cui le incombenze concernenti la sicurezza era a carico della sola impresa (art. 18 c. 8 L.55/90) al diverso sistema nel quale i costi sono stati esclusi dal ribasso dasta. 6
Geom. Daniele Debernardi6 La sicurezza dei lavoratori è materia di rilevanza sociale e trova fondamento nella Costituzione (art. 32 e art. 41, comma 2) e nel diritto comunitario. La sicurezza è un significativo fattore di garanzia del diritto alla salute e costituisce bene inderogabile. 7
Geom. Daniele Debernardi7 Coerentemente a tali principi nei lavori pubblici nei lavori pubblici, la Legge 415/98, che ha modificato la Legge 109/94 e per tutte le tipologie di lavori per tutte le tipologie di lavori il D.lgs 528/99, che ha modificato il D.Lgs 494/96 8
Geom. Daniele Debernardi8 hanno introdotto nella normativa nazionale la regola secondo cui il costo delle misure di sicurezza, degli apprestamenti, dei dispositivi di protezione collettiva e individuale, previsti nei piani, deve essere determinato nel dettaglio, è sottratto alla competizione del mercato e va riconosciuto integralmente agli appaltatori, mediante esclusione dallo sconto o ribasso dasta. 9
Geom. Daniele Debernardi9 In tutti i lavori pertanto i costi vanno : quantificati in fase progettuale, evidenziati nei bandi di gara (oo.pp.) ed esclusi dal ribasso. I costi sono elementi essenziali dei PSC.(art. 12 D.Lgs 494/96 e art. 41 DPR 554/99) – Sono documenti contrattuali e parte integrante del progetto esecutivo. 10
Geom. Daniele Debernardi10 Si evidenzia che lart. 31 della L.109/94, i cui contenuti sono stati integralmente riprodotti nellart. 131 del D.Lgs 163/06 (Nuovo codice degli appalti), prevede che vadano evidenziati nei bandi di gara per lesclusione dal ribasso. ( compresi i costi derivanti dal POS e dal PSS anche se tali documenti vengono redatti dopo laggiudicazione dellimpresa). 11
Geom. Daniele Debernardi11 Cosa si intende per costi della sicurezza In ambito tecnico e giuridico sono state elaborate interpretazioni non univoche su cosa debba essere inteso per costo della sicurezza. Dallesame della normativa vigente emerge quanto segue: lart. 34 c.2 lett.b) del DPR 554/99 dispone che la composizione del prezzo unitario di ogni lavorazione comprenda una aliquota percentuale per le spese relative alla sicurezza 12
Geom. Daniele Debernardi12 (Nei prezzari ufficiali la spesa per eseguire in sicurezza ogni singola lavorazione è inclusa nel prezzo della lavorazione medesima) Lart. 5 del capitolato Generale sui LL.PP. D.M. 145/00 elenca le voci comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dellappaltatore. Tra queste le lett.a), c), e i) che sono riferibili in senso lato alla sicurezza. (illuminazione, opere provvisionali,adeguamento al D.Lgs 626/94 spese da corrispondere allappaltatore col prezzo contrattuale, mediante le spese generali e, quindi, soggette a ribasso.) Un contributo sulle distinzioni delineate dalle normative sopra citate lha fornito lAutorità sui LL.PP. Con le Det. 37/00 e 2/01. 13
Geom. Daniele Debernardi13 Con la Determinazione n. 37/2000 del 26 luglio 2000, lAutorità ha ribadito che, anche in attesa del regolamento (metodo interlocutorio), le stazioni appaltanti sono tenute ad evidenziare nei bandi di gara la stima degli oneri della sicurezza e ad effettuare correttamente tale valutazione e cioè in modo non elusivo e/o riduttivo. Concetto già evidenziato con Determinazione n. 12 del 15 dicembre 1999 lAutorità. (Obbligo per le stazioni appaltanti, anche in mancanza del regolamento governativo in materia di sicurezza di cui allart. 31 della Legge 109/94 e s.m.i., di evidenziare nei bandi di gara gli oneri relativi ai piani non soggetti a ribassi dasta. La determinazione di tali oneri va fatta dallamministrazione tenendo conto delle specifiche esigenze di cantiere e in ogni caso essere fissati in maniera adeguata e tale da non implicare elusione delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza 14
Geom. Daniele Debernardi14 Ne consegue la illegittimità dei bandi che non contengono la predetta indicazione o che prevedano oneri in misura inadeguata e pertanto comportanti unapplicazione elusiva alle prescrizioni normative. 15
Geom. Daniele Debernardi15 LAutorità aveva indicato come SCS (spese complessive della sicurezza) la somma dei SRPi costi diretti (misure e procedure di sicurezza obbligatorie per ogni singola lavorazione compresi nei prezzi unitari degli elenchi) e dei SSS costi speciali (misure della sicurezza relative allo specifico cantiere e non comprese nei costi diretti) Per la stima dei costi diretti lAutorità aveva previsto che dai prezzi unitari relativi alle varie lavorazioni venisse scorporata una quota afferente ala sicurezza, in misura percentuale variabile da determinarsi analiticamente. Per i costi speciali computo metrico. 16
Geom. Daniele Debernardi16 Innovazione del DPR 222/03 Attuazione del Regolamento previsto dallart. 31 della L.109/94. Ambito di applicazione: lavori privati e lavori pubblici. Art. 7 Stima dei costi Il comma 1 elenca i costi della sicurezza che vanno stimati quando vige lobbligo di redigere il PSC. In sede applicativa lelenco, le cui voci sono relative al singolo cantiere, deve considerarsi tassativa. 17
Geom. Daniele Debernardi17 Il comma 3 elimina la prassi praticata in passato di stimare i costi della sicurezza mediante lapplicazione di percentuali sullimporto complessivo dei lavori. Il Coordinatore deve calcolare i costi mediante un accurato computo metrico estimativo basato sulle propri scelte progettuali. Il metodo di calcolo dei costi della sicurezza si ricava dalla interpretazione critica dellart. 7 del DPR 222/03. Al riguardo un contributo è stato fornito dalla Conferenza delle Regioni in conformità con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 18
Geom. Daniele Debernardi18 Le Linee Guida di ITACA e la Det. 4/2006 dellAutorità per la Vigilanza sui lavori pubblici. Secondo lAutorità: da una lettura combinata tra gli artt. 12 c.1 del D.Lgs e 7 c. 1 del DPR 222/03 si evince che non tutti i costi della sicurezza devono essere stimati nel PSC, ma solo quelli elencati nel citato art. 7 in base allart. 7 c. 4 sono esclusi dal ribasso in sede di gara solo i costi della sicurezza preventivamente stimati dal PSC 19
Geom. Daniele Debernardi19 le spese necessarie allassolvimento degli obblighi del D.Lgs 626/94 rientrano tra le spese generali ( art. 5 del D.M. 145/00 – Parere Unità Operativa di Coordinamento Ministero Infrastrutture) 20
Geom. Daniele Debernardi20 Il documento di ITACA innanzitutto evidenzia come la legislazione, evolvendosi, non abbia prodotto una definizione omogenea del termine costi della sicurezza Il D.Lgs 494/94 li chiama costi e poi spese. La L. 109/04 introduce il termine oneri. Il DPR 222/03 li definisce infine costi della sicurezza. 21
Geom. Daniele Debernardi21 Il documento ITACA e la Det. 04/06 sostanzialmente operano una distinzione tra i costi della sicurezza a cui limpresa è vincolata contrattualmente, in quanto previsti dal PSC per lo specifico cantiere e i costi che il datore di lavoro è comunque obbligato a sostenere ai sensi del Titolo IV del D.lgs. 626/94 (costi della sicurezza ex lege). 22
Geom. Daniele Debernardi22 Le motivazioni di natura giuridica e tecnica. Motivazioni giuridiche Il PSC è documento contrattuale (art. 131 c.3 D.Lgs 163/06 – art. 12 c. 2 D.lgs 494/96) Attraverso il PSC il Committente indica allimpresa come deve procedere per garantire la sicurezza, soprattutto ove vi sono sovrapposizioni od interferenze Per tale ingerenza del Committente nelle scelte esecutive dellimpresa, vi è il riconoscimento alla medesima dei costi necessari alle indicazioni del PSC 23
Geom. Daniele Debernardi23 Avviene il contrario di ciò che normalmente accade nei contratti dappalto Allimpresa vengono riconosciuti solo i costi derivanti dal PSC, cioè dal contratto, ma non quelli generali della salute e sicurezza (DPI, formazione, sorveglianza, ecc..), comunque obbligatori per il datore di lavoro. (DPI regolamentati dal Titolo IV del D.Lgs 626/94 – il DPR 222/03 non ne riconosce i costi) 24
Geom. Daniele Debernardi24 Però se la specifica lavorazione è interferente con altre lavorazioni, il DPI può risultare non più sufficiente (si veda lart. 7 c. 1 lett. b) del DPR 222/03) Motivazioni tecniche Suddivisione dei piani in PSC e POS PSC = procedure pianificate dal committente, che devono essere rimborsate alle imprese; le imprese hanno lobbligo di adeguarsi ed adempiere 25
Geom. Daniele Debernardi25 POS= complementare e di dettaglio del PSC (concreta attuazione esecutiva del PSC) i cui costi sono già riconosciuti dallo stesso PSC ( art. 131 c.2 – Det 4/06) POS= equiparato al Doc. di Valut. Rischi (art. 4 D.Lgs 626/94). Scelte (DPI, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, ecc..) obbligatorie per legge, indipendenti dal contratto con la committenza, per le quali non va riconosciuto alcun costo. 26
Geom. Daniele Debernardi26 Il metodo di stima dei costi della sicurezza Per la stima dei costi contrattuali, il progettista della sicurezza dovrà procedere mediante computo metrico –..stima..analitica per voci singole, a corpo o a misura..(art. 7 c 3 DPR 222/03). Occorre tener conto della specificità del cantiere, attraverso una progettazione di qualità del PSC. Esporre solo i costi delle voci presenti, evitando le voci non presenti indicate a costo zero. 27
Geom. Daniele Debernardi27 Secondo il documento ITACA per la stima dei costi degli apprestamenti, un metodo può essere quello del nolo per il periodo di utilizzo nel cantiere, salvo luso di elenchi o listini ufficiali. Secondo ITACA inoltre: i DPI devono essere inseriti nei costi solo se il Coordinatore richieda il loro utilizzo in presenza di lavoratori tra loro interferenti; altrimenti sono a carico del datore di lavoro Le normali attrezzature di cantiere (betoniere o centrali di betonaggio, macchinari, piegaferri, impianti in genere ecc..) non rientrano tra i costi della sicurezza. 28
Geom. Daniele Debernardi28 I costi della sicurezza in dettaglio Al pari di quanto avviene per i computi metrici, una stima dei costi della sicurezza può essere (ad esempio) organizzata come riportato nella seguente tabella: 29
Geom. Daniele Debernardi29 Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4 Colonna 5 Colonna 6 Colonna 7 Voce Tipologia Codice Descrizione dellappresta mento, misura o procedura Riferimento alla fase od alle fasi nel quale viene utilizzato/a Riferimento ad eventuale elaborato grafico Unità di misura QuantitàCosto unitario (a misura) Costo a corpo Costo totale 30
Geom. Daniele Debernardi30 Il documento di ITACA propone esempi indicativi di computi metrici per i costi della sicurezza con riferimento ad ogni singolo comma dellart. 7 del DPR 222/03 da computare nel PSC a seconda della tipologia e caratteristiche del cantiere. La stima deve tenere conto di tutta la durata del cantiere. 31
Geom. Daniele Debernardi31 Art. 7 c. 1 lett a) Apprestamenti previsti nel PSC. Tali apprestamenti rientrano nella stima dei costi della sicurezza se e solo se previsti nel PSC. Il ponteggio previsto nel PSC ad esempio deve essere stimato nella sua interezza come costo della sicurezza. Non è possibile scorporare la parte del costo da attribuire alla produzione da quella da attribuire alla sicurezza. 32
Geom. Daniele Debernardi32 Gli elementi di cantiere come: refettori, locali di ricovero e dormitori vanno previsti in relazione alle caratteristiche del cantiere, e non in forma automatica. (cantiere urbano o per infrastrutture hanno esigenze differenti) La quantificazione deve seguire le procedure ordinarie del computo metrico. (esempio n° 1)esempio n° 1 33
Geom. Daniele Debernardi33 Art. 7 c. 1 lett b) Le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti. Lart. 40 c.1 del D.Lgs 626/94 definisce i DPI. I DPI vanno computati come costi della sicurezza, se e solo se, il Coordinatore in fase di progettazione li prevede in caso di lavorazioni interferenti tra loro. 34
Geom. Daniele Debernardi34 Se non vi è interferenza tra le lavorazioni i DPI sono afferenti alla sicurezza dellimpresa (D.Lgs 626/94). Specifici apprestamenti, a protezione di lavorazioni interferenti, progettate nel PSC, verranno stimate nel computo, preferibilmente con il valore di nolo per uso mensile. (esempio n° 2) In questa fase è evidente la diretta correlazione con la programmazione del PSC.esempio n° 2 35
Geom. Daniele Debernardi35 Art. 7 c. 1 lett c) Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli impianti di evacuazione fumi. I suddetti impianti sono da intendersi come quelli temporanei necessari alla protezione del cantiere.(esempio n° 3)esempio n° 3 36
Geom. Daniele Debernardi36 Art. 7 c. 1 lett d) I mezzi e servizi di protezione collettiva. I suddetti mezzi e servizi sono quelli previsti nellAllegato I c. 4 del Regolamento. Le attrezzature per il primo soccorso non comprendono la cassetta del p.s. che è di competenza delle imprese. I mezzi estinguenti, se computati come protezione collettiva, non devono poi essere computati come impianti antincendio. 37
Geom. Daniele Debernardi37 Sono computati come voce separata solo se servono da supporto dellimpianto antincendio, ove questo non può operare allinterno del cantiere. (esempio n°4)esempio n°4 38
Geom. Daniele Debernardi38 Art. 7 c. 1 lett e) Le procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza. Lart. 1 c. 1 lett. b) del DPR 222/03 definisce cosa si intende per procedure. Sono procedure standard, generali, per lesecuzione in sicurezza delle fasi lavorative. Non sono un costo della sicurezza da computare. Le procedure da computare come costo della sicurezza, sono: 39
Geom. Daniele Debernardi39 quelle non riconducibili a modalità standard o relative al rischio intrinseco della lavorazione quelle previste dal PSC per specifici motivi derivanti da interferenze qualora riguardassero elementi come passerelle, andatoie, coperture, parapetti, impalcati, ecc., questi devono essere inseriti nel PSC come apprestamenti (lett a). (esempio n° 5)esempio n° 5 40
Geom. Daniele Debernardi40 Art. 7 c. 1 lett f) Gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti. Attraverso il cronoprogramma il PSC prescrive lo sfasamento temporale delle lavorazioni. Il PSC è ricevuto dalle imprese prima della formulazione delle offerte. Pertanto lo sfasamento temporale non è considerato costo della sicurezza. 41
Geom. Daniele Debernardi41 Lo sfasamento spaziale è costo della sicurezza qualora, per essere realizzato, richieda specifici apprestamenti, procedure o misure di coordinamento. In caso di sfasamento spaziale tramite apprestamenti, questi vanno inseriti ai sensi della lett. a). (esempio n° 6)esempio n° 6 42
Geom. Daniele Debernardi42 Art. 7 c. 1 lett g) Le misure di coordinamento relative alluso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. Il PSC può prevedere luso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture. In questo caso vanno computati solo i costi necessari ad attuare specifiche procedure di coordinamento, come riunioni di cantiere o presenza di personale a sovrintendere luso comune. (esempio n° 7)esempio n° 7 43
Geom. Daniele Debernardi43 Per ognuna delle voci, è opportuno ricordare che la stima dei costi deve considerare e comprendere: la posa in opera, la permanenza (manutenzione e ammortamento) e successivo smontaggio e verificare: assenza di voci che non abbiano attinenza con il cantiere congruità economica. (Appendice II Doc. ITACA)Appendice II Doc. ITACA 44
Geom. Daniele Debernardi44 Evidenziazione degli oneri Spese generali – Prezzari regionali. Con riguardo agli appalti pubblici, lart. 131 del D.Lgs 163/06 pone lobbligo alle stazioni appaltanti di evidenziare tutti gli oneri della sicurezza nei bandi di gara. Secondo lAutorità tale norma significa: Stima dei costi contrattuali (art. 7 c. 1) Evidenziare il valore complessivo nel bando Escludere i costi dal ribasso delle offerte. 45
Geom. Daniele Debernardi45 Verificare che il ribasso offerto deve lasciare inalterata la sicurezza ex lege. (non sono ad esempio assoggettabili al principio del ribasso le spese previste dal D.Lgs 626/94 – es. DPI) La non ribassabilità di qualsivoglia costo della sicurezza riguarda anche i costi assimilabili alle spese generali. Lutilizzo dei prezzari regionali (ove esistono) posso risultare un utile strumento per la corretta stima dei costi (anche per i PSS). 46
Geom. Daniele Debernardi46 Lindividuazione e stima dei costi è, e rimane, adempimento di competenza esclusiva della S.A./Committente. Con riguardo alla congruità delle offerte, non sono ammesse giustificazioni sui costi della sicurezza. (art. 86 e 87 DLgs 163/06- entrambe gli articoli sono stati modificati dalla L.296/2006 Finanziaria – riproposto meccanismo Legge Salvi 327/00) Scaricare ppt "Geom. Daniele Debernardi Costi della Sicurezza in cantiere Premessa."
Presentazioni simili LA STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA NEL D. LGS. 81/08 TITOLO IV SECONDO LE LINEE GUIDA ITACA COME ing. Domenico Mannelli.

References: art. 41
 art. 41
 Art. 7
 art. 7
 art. 5
 art. 12
 art. 131
 Art. 7
 Art. 7
 Art. 7
 Art. 7
 Art. 7
 Art. 7
 Art. 7