Source: https://es.scribd.com/doc/28678312/Alcantarillado-Soledad-El-Paraiso-PDF
Timestamp: 2017-11-23 13:19:33+00:00

Document:
Cargado por juanpabloherrera
Estudio de Factibilidad Proyecto de Alcantarillado Sanitario de la Comunidad de Soledad, Departamento de El Paraíso
Elaborado por: Lic., Gloria maría Moya Lic., Walter Alexis Cabrera. Lic., Juan Pablo Herrera Lic., Reina Martínez
INTRODUCCIÓN RESÚMEN EJECUTIVO ESTRUCTURA METODOLÓGICA DEL MARCO LÓGICO  Diagrama de involucrados  Análisis del Diagrama de Causa y Efecto  Análisis de los Objetivos  Análisis Foda de la alternativa óptima MARCO LÓGICO MARCO CONCEPTUAL OBJETIVOS METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ESTUDIO DE MERCADO ESTUDIO TÉCNICO ECONÓMICO  Presupuestos  Descripción de actividades  Análisis de precios unitarios ESTUDIO TÉCNICO FINANCIERO  Valuación del proyecto  Presupuesto por actividades  Depreciación obra civil  Estado de ingresos y egresos  Estado de Flujos de Efectivo  Estado de Situación Financiera  VAN y TIR ANÁLISIS SENSIBILIZADO DE INGRESOS ANÁLISIS SENSIBILIZADO DE EGRESOS ASPECTOS AMBIENTALES Y LEGALES CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA 02 03 09 09 12 14 15 18 23 27 28 31 45 52 55 65 92 96 97 98 99 100 101 105 106 114 122 132 133
El trabajo que a continuación se presenta es el resultado de un estudio realizado por estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH de la Promoción XXIV de la Maestría en Administración de Empresas con Orientación en Finanzas como contenido de la clase Formulación y Evaluación de Proyectos con la finalidad de aportar ayuda técnica al Municipio de Soledad, Departamento de El Paraíso, comunidad en vías de desarrollo, para la formulación del estudio del Proyecto de Alcantarillado.
El objetivo principal del proyecto es la de contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Comunidad de Soledad a través de un sistema adecuado de evacuación de aguas negras el cual coadyuvará a la reducción de enfermedades infecciosas, especialmente en niños, contribuyendo a su vez, en la disminución de la contaminación ambiental.
El proyecto está dividido en varias etapas en donde se efectuaron los análisis correspondientes que nos ayudaron a concluir la necesidad de que la comunidad cuente con el sistema de alcantarillado, aún y cuando el proyecto no es financieramente viable, sin embargo, esperamos que el estudio sirva de base para que las autoridades municipales lo socialicen entre sus habitantes a fin de lograr la cooperación económica que se requiere y de igual forma, gestionen los recursos necesarios para que el mismo se lleve a cabo, en beneficio de sus habitantes.
El Proyecto de Alcantarillado Sanitario fue definido para el Municipio de Soledad, Departamento de El Paraíso, mismo que obtuvo la categoría de Municipio el 10 de agosto de 1826, no cuenta con un sistema de alcantarillado sanitario lo que implica que sus habitantes vivan en condiciones de salubridad no adecuadas, razón por la cual surge la necesidad de llevar a cabo el proyecto y de esa forma mejorar la calidad de vida de sus habitantes. A continuación se describen los participantes que son indispensables para la realización del proyecto:     Alcaldía Municipal de la Comunidad de Soledad Habitantes de La comunidad Contratistas y obreros Proveedores
Antecedentes del Municipio de Soledad, El Paraíso
La Cabecera del Municipio de Soledad en el Departamento de El Paraíso, es de medianos recursos y con problemas de contaminación ambiental; al igual que otras comunidades, carece de un sistema adecuado de desechos sólidos por lo cual hace uso del sistema de letrinas y pozos sépticos. El Proyecto de Alcantarillado Sanitario ha sido seleccionado por presentar las características socio-económicas siguientes: 1. Mejorar la calidad de vida de sus habitantes 2. Contribuir con la conservación del medio ambiente 3. Reducir la propagación de enfermedades infecto-contagiosas
General Elaborar el Estudio de Factibilidad de la Instalación de la Red de Alcantarillado Sanitario en el Municipio de Soledad, El Paraíso, a fin de contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, la reducción del brote de enfermedades infecto-contagiosas y la contaminación ambiental de la comunidad. Específicos
1. Reducir el brote de enfermedades como la diarrea, dengue, hepatitis, disentería, alergia, dermatitis y en algunos casos malaria, que produce la inexistencia de alcantarillado sanitario. 2. Disminuir el nivel de contaminación producidos por la acumulación de sedimentos y desechos generados por la falta de drenaje de las aguas duras y negras. 3. Contribuir al mejoramiento del nivel de vida de sus habitantes.
La ejecución del proyecto de Servicio de Alcantarillado Sanitario se llevará a cabo en el Municipio de Soledad, Departamento de El Paraíso, con una extensión territorial de 2,943.76 ml (metros lineales).
Se espera que sean beneficiadas 326 viviendas con un promedio de 7 habitantes por vivienda.
Limitantes del Proyecto  El proyecto se puede ver afectado por la escasez de financiamiento y la falta de inversionistas u organismos internacionales interesados en aportar el capital necesario para iniciar las operaciones de dicho proyecto.  Las zanjas para la introducción de la tubería podrían ocasionar problemas de comunicación y transporte de forma temporal, así como el riesgo de
accidentes, especialmente en la población infantil y personas de la tercera edad.  Tomando en consideración las condiciones de pobreza en la que se encuentra la comunidad, el mantenimiento del servicio de alcantarillado pone en riesgo la sostenibilidad del proyecto.
Justificación Nuestra sociedad se ha caracterizado por la precariedad de los servicios públicos en las comunidades de bajos ingresos económicos, esto provocado en gran parte por el incremento poblacional desordenado lo cual, sumado a otros factores,
dificulta el poder cubrir la demanda total de servicios públicos.
Por lo anterior, el proyecto se justica y se considera indispensable a fin de proveer el servicio de Alcantarillado Sanitario a los habitantes del Municipio de Soledad, El Paraíso y de esa forma beneficiar un total de trescientos veinte y seis hogares, contribuyendo a mejorar el nivel de vida de los mismos.
Estudio de Mercado A través del Estudio de Mercado se obtuvo la información necesaria para conocer las características y condiciones de vida de los habitantes de la comunidad como ser: Situación económica, educativa, social y de salud de los pobladores. De igual forma, los resultados obtenidos fueron esenciales para determinar la aceptación del proyecto de Alcantarillado Sanitario y la forma en que sus habitantes contribuirán económicamente con el desarrollo y mantenimiento del mismo.
La información descrita anteriormente fue adquirida a través de la aplicación de la encuesta respectiva, que representa la fuente primaria de investigación, misma que consta de trece (13) preguntas que fueron definidas de manera simple y sencilla para facilitar la compresión de los encuestados.
Los resultados de la encuesta concluyeron entre muchos aspectos, que el proyecto de alcantarillado sanitario cuentan con el 100% de apoyo de parte de la comunidad lo que demuestra la aceptación del mismo y la disposición de sus habitantes de colaborar económicamente y en gran medida la aportación se ve ligeramente favorecida con mano de obra. De igual forma el 59% de la población está dispuesta, una vez finalizada la obra, a realizar el pago de la cuota de mantenimiento.
Estudio técnico económico El estudio técnico de un proyecto social cobra relevancia dentro de la evaluación del mismo ya que en él se determinan los costos en los que se incurrirán al implementarlo, constituyéndose en la base para el cálculo financiero y la evaluación económica del mismo.
El Estudio Técnico del Proyecto de Alcantarillado Sanitario se realizó en el Municipio de Soledad, Departamento de El Paraíso con el fin de conocer la dimensión del mismo, la capacidad de evacuación, la ubicación, etc.
El alcantarillado sanitario será un sistema absolutamente independiente del alcantarillado pluvial y de agua potable, el primero recolectará únicamente aguas residuales domésticas, comerciales e institucionales.
Estudio técnico financiero y evaluación del proyecto Objetivo general: Determinar la viabilidad del proyecto mediante la realización del Estudio TécnicoFinanciero.
Bases y Supuestos para el Estudio Financiero
La obra civil tendrá un costo de L5,312,402.98, actualmente la Alcaldía Municipal de Soledad no cuenta con una fuente de financiamiento específica para obtener la cantidad equivalente al valor de la obra civil; sin embargo, se espera que la Alcaldía Municipal realice las gestiones pertinentes con las autoridades gubernamentales y organizaciones no gubernamentales para obtener dicho financiamiento, por lo que se partirá del hecho que el valor total de la obra se obtendrá mediante donaciones.
Es importante recalcar el hecho de que, según los datos planteados el proyecto no es viable financieramente hablando, sin embargo, debemos recordar que el Proyecto de Alcantarillado Sanitario conlleva una serie de beneficios a la comunidad que no se pueden medir de manera cuantitativa, es por esto que algunos especialistas utilizan una herramienta de evaluación de proyectos que se realizan con fondos públicos, donaciones, etc. Y que contemplan beneficios más sociales que cuantitativos, dicha herramienta se denomina el Valor Agregado Actual Neto (VAAN), que evalúa el impacto principal del proyecto en la economía, y otros criterios complementarios y cualitativos, tales como: el efecto en el empleo, en la distribución del ingreso por regiones y beneficios de los grupos sociales, aspectos que pueden asumir gran importancia socioeconómica, en particular, en los países subdesarrollados, por la valiosa información que pueden reportar. Los criterios cualitativos deberán abarcar todas aquellas valoraciones de los efectos del proyecto que por su magnitud, carencia de información o sus particularidades no pudieron ser cuantificadas.
Derivado del estudio de los diferentes componentes del proyecto, se presentan las conclusiones siguientes:
1.- La ejecución del Proyecto de Alcantarillado Sanitario es de vital importancia para la Comunidad de Soledad ya que el mismo contribuiría a la disminución de enfermedades gastrointestinales, reducción de
contaminación ambiental, desarrollo urbanístico, entre otros.
2.- El apoyo económico de los habitantes de la comunidad se hace necesario en virtud de que el costo del mismo es alto y municipalidad no cuenta con los recursos necesarios para la ejecución del proyecto.
3.- El resultado del estudio arroja que el proyecto, desde el punto de vista financiero, no es viable por lo que se recomienda que el proyecto sea ejecutado en el menor plazo posible. Sin embargo, si consideramos los beneficios sociales que traería consigo el proyecto, esto se vería reflejado en el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.
4.- Para la puesta en marcha del proyecto se hace necesario que la Municipalidad de Soledad gestione los recursos necesarios, ante
organismos gubernamentales y no gubernamentales como ser: Gobierno Central a través de la Estrategia de Reducción de la Pobreza, Visión Mundial, Cooperación Española, Cooperación Sueca, etc.
a. Identificación de los involucrados El Municipio de Soledad no cuenta con un sistema de alcantarillado sanitario lo que implica que sus habitantes vivan en condiciones de salubridad no adecuadas, razón por la cual surge la necesidad de dicho sistema y de esa forma mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
A continuación se describen los participantes que son indispensables para la realización del proyecto:     Alcaldía Municipal de la Comunidad de Soledad Habitantes de La comunidad Contratistas y obreros Proveedores
Diagrama de Involucrados
Contratistas y obreros
b. Descripción y Características Generales de los Involucrados  Alcaldía Municipal Alcaldía del Municipio de Soledad, El Paraíso  Proveedores de Materiales Encargados de suministrar los materiales necesarios para la sistema de alcantarillado.  Contratistas y Obreros Empresa designada para llevar a cabo el proyecto. La especializada será contratada y parte de la mano de obra construcción del
misma será una aportación de
trabajo de los habitantes de la comunidad.  Habitantes del Municipio de Soledad, el Paraíso Las personas beneficiadas directamente con el sistema de alcantarillado-
A continuación se presenta el Diagrama
de Causa y Efecto del problema
planteado “Inexistencia del Sistema de Alcantarillado”.
Alcantarillado Sanitario Municipio de Soledad, El Paraíso
Daños al medio ambiente Falta de gestión de recursos Aire contaminado Mala imagen de la comunidad Indiferencia de las autoridades
INEXISTENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Escasos recursos económicos población Falta de concientización población Mortalidad infantil Saturación de centros médicos
Desconocimiento de la importancia del servicio
Disminución de la capacidad productiva de la población
INDIFERENCIA DE LOS HABITANTES
Análisis del Diagrama de Causa y Efecto
Problema Central: “Inexistencia de Alcantarillado de Aguas Negras” a. Causas  Falta de apoyo de las autoridades El Gobierno Central como representante de las entidades competentes del país se enfocan generalmente al desarrollo de proyectos en sectores en
donde se consigue mayor impacto social, es decir; en donde se logra un mayor número de beneficiados, dejando sin cobertura muchas comunidades que se encuentran en vías de desarrollo, así como también zonas rurales. Adicionalmente, se plantea la poca gestión de las autoridades de la comunidad para gestionar recursos que ayuden a mejorar las condiciones de vida de sus pobladores.  Contaminación Ambiental Falta de concientización por parte de sus pobladores en adoptar medidas de saneamiento que ayuden a disminuir los niveles de contaminación en la zona.  Indiferencia de los habitantes Debido a su bajo nivel educativo y ausencia de conocimientos en el área de bienestar y salud, ignoran los problemas a los que están expuestos por no contar con un adecuado sistema de saneamiento para mejorar su calidad de vida, aunado a la falta de recursos económicos que imposibilitan aportar en gran medida al proyecto.  Propagación de enfermedades La falta de alcantarillado sanitario genera que los desechos se propaguen en toda la comunidad exponiendo a sus habitantes, especialmente a los niños, al
contagio de enfermedades infecciones como la diarrea, disentería, dengue y otros. Dicha situación se ve reflejada en la saturación de centros asistenciales y desafortunadamente, en el incremento de la mortalidad infantil.
MEJORA DE LA CALIDADA DE VIDA DE LOS HABITANTES
EXISTENCIA DE ALCANTALILLADO SANITARIO
REDUCCIÓN DE CONTAMINACION AMBIENTAL
CREDIBILIDAD DE LAS AUTORIDADES
a. Solución del problema Existencia de la Red de Alcantarillado 1. Disminución de enfermedades  Disminución de visitas a los centros asistenciales.  Reducción del índice de mortalidad infantil . 2. Reducción de la contaminación  Mejora del medio ambiente y disminución del aire contaminado. 3. Credibilidad de las autoridades  Mejora de la imagen de la municipalidad por la gestión de recursos para financiar el proyecto.
4. Mejora de la calidad de vida de los habitantes  Condiciones de salubridad que son ofrecidas a los habitantes con la consecuente reducción de riesgos asociados al contagio de enfermedades.
Identificación planteado
a. Disminución de Enfermedades y reducción de la Contaminación Ambiental  Construcción de fosas sépticas.
Alcantarillado Sanitario Municipio de Soledad, El Paraíso  Construcción de letrinas.  Instalación de baños móviles.  Construcción de alcantarillado sanitario. b. Mejorar la condición de vida de la comunidad
 Ofrecer a los habitantes de la comunicad, un sistema adecuado de desechos
1. Desarrollo e instalación de la red de alcantarillado sanitario en la comunidad.
2. Construcción de aboneras, letrina, fosas sépticas en cada una de las viviendas y contratación de servicios de mantenimiento.
Puesta en marcha del Proyecto de Aalcantarillado Sanitario en La Comunidad de Soledad, el Paraíso.
Análisis FODA de la alternativa óptima
Fortalezas  Durabilidad de la obra civil; vida estimada de 20 años  Minimización de los costos en comparación con las otras alternativas:
 Fosa séptica
Su vida útil está limitada hasta el momento de su saturación y se requieren recursos para su construcción.  Letrina Su vida útil está limitada hasta el momento de su saturación y se requieren recursos para su construcción.  Letrina Aboneras Al alcanzar su máxima capacidad requiere de una limpieza que se lleva a cabo manualmente ocasionando enfermedades como parasitismo intestinal, diarreas y erosiones en la piel.  Disminución de residuos y sedimentos por medio de un mecanismo seguro para su eliminación.  Mejorar la calidad de vida de los habitantes al evitarse la exposición de los residuos.
Oportunidades  El proyecto de alcantarillado conlleva nuevas alternativas de proyectos relacionados, como ser:  Pavimentación de vías de acceso.  Tendido eléctrico subterráneo.  Parques recreativos.  Apertura de nuevos negocios con el consecuente aumento en la generación de empleo y desarrollo urbanístico.
 Falta de interés de los habitantes de la comunidad por desconocimiento de los beneficios del proyecto.  Negativa de los habitantes de la comunidad a contribuir con el proyecto con aportación económica debido a los escasos recursos económicos de la población.  No contar con personal competente para la supervisión del proyecto.
Amenazas  Falta de financiamiento por parte de las autoridades competentes para el desarrollo del proyecto.  Indiferencia de las autoridades por intereses políticos.  Incremento de los costos del proyecto por la tardanza en la decisión de la puesta en marcha del proyecto, por la falta de disponibilidad de los recursos necesarios.
Alcantarillado Sanitario Municipio de Soledad, El Paraíso IV. MARCO LÓGICO
Antecedentes de los Alcantarillados Los métodos de depuración de residuos se remontan a la antigüedad y se han encontrado instalaciones de alcantarillado en lugares prehistóricos de Creta y en las antiguas ciudades Asirías, asimismo, se han encontrado vestigios de sistemas de drenaje en civilizaciones tan antiguas como las del Valle del Indo; sin embargo, éstas eran superficiales y no subterráneas.
Las canalizaciones de desagües construidas por los romanos todavía funcionan en nuestros días. Aunque su principal función era el drenaje, la costumbre romana de arrojar los desperdicios a las calles significaba que junto con el agua de las escorrentías viajaban grandes cantidades de materia orgánica.
Hacia finales de la edad media empezaron a usarse primero en Europa, excavaciones subterráneas privadas y más tarde letrinas. Cuando éstas estaban llenas, los obreros vaciaban el lugar en nombre del propietario. El contenido de los pozos negros se empleaba como fertilizante en las granjas cercanas o era vertido en los cursos de agua o en tierras no explotadas.
Unos siglos más tarde, se recuperó la costumbre de construir desagües, en su mayor parte, en forma de canales al aire o zanjas en la calle. Al principio estuvo prohibido arrojar desperdicio en ellos, sin embargo, en el siglo XIX se aceptó que la salud pública podría salir beneficiada si se eliminaban los desechos humanos a través de los desagües para conseguir su rápida desaparición; es por esto que en Paris, Francia se construyó la primera red de drenaje subterráneo. Un sistema de este tipo fue desarrollado por Joseph Bazalgette entre 1859 y 1875 con el objeto de desviar el agua de lluvia y las aguas residuales hacia la parte baja del Támesis, en Londres. Con la introducción del abastecimiento
municipal de agua y la instalación de cañerías en las casas llegaron los inodoros y los primeros sistemas sanitarios modernos. A pesar de que existían reservas respecto a éstos por el desperdicio de recursos que suponían, por los riesgos para la salud que planteaban y por su elevado precio, fueron muchas las ciudades que los construyeron. A comienzos del siglo XX, algunas ciudades e industrias empezaron a reconocer que el vertido directo de desechos en los ríos provocaba problemas sanitarios. Esto llevó a la construcción de instalaciones de depuración. Aproximadamente en aquellos mismos años, se introdujo la fosa séptica como mecanismo para el tratamiento de las aguas residuales domésticas, tanto en las áreas suburbanas, como en las rurales. Para reducir costos algunas ciudades, por ejemplo Chicago, han hallado otra solución al problema del desbordamiento, en lugar de construir una red separada, se han construido, sobre todo bajo tierra, grandes depósitos para almacenar el exceso de flujo, después se bombea el agua al sistema cuando deja de estar saturado.
El uso de rellenos sanitarios es la manera más barata de eliminar residuos, pero depende de la existencia de emplazamientos adecuados. Este método consiste en almacenar residuos en capas en lugares excavados. Es fundamental elegir el terreno adecuado para que no se produzca
contaminación ni en la superficie ni en aguas subterráneas.
Funcionamiento de los Sistemas de Alcantarillado Sanitario
El drenaje funciona gracias a la gravedad; las tuberías se conectan en ángulo descendente, desde el interior de los predios a la red municipal, desde el centro de la comunidad hacia el exterior de la misma. Cada cierta distancia se
perfora pozos de registro verticales para permitir el acceso a la red con fines de mantenimiento.
Para trabajar correctamente las tuberías deben tener una cierta pendiente, calculada para garantizar al agua una velocidad mínima que no permita la sedimentación de los materiales sólidos transportados.
En ciudades con topografía plana, los colectores pueden llegar a tener profundidades superiores a 4 - 6 m, lo que hace difícil y costosa su construcción y complicado su mantenimiento, en estos casos puede ser conveniente intercalar en la red estaciones de bombeo que permiten elevar el agua servida a una cota próxima a la cota de la vía. Las aguas residuales son transportadas desde su punto de origen hasta las instalaciones depuradoras a través de tuberías, generalmente clasificadas según el tipo de agua residual que circule por ellas. Los sistemas que transportan tanto agua de lluvia como aguas residuales domésticas se llaman combinados, generalmente funcionan en las zonas viejas de las áreas urbanas. Las instalaciones domésticas suelen conectarse mediante tuberías de arcilla, hierro fundido o PVC de entre 8 y 10 cm de diámetro. El tendido de alcantarillado, con tuberías maestras de mayor diámetro, puede estar situado a lo largo de la calle a unos 1,8 m o más de profundidad. Los tubos más pequeños suelen ser de arcilla, hormigón o cemento, y los mayores, de cemento reforzado con o sin revestimiento. Los desagües principales para el agua de lluvia son similares a los del alcantarillado, salvo que su diámetro es mucho mayor. En algunos casos, como en el de los sifones y las tuberías de las estaciones de bombeo, el agua circula a presión.
Las canalizaciones urbanas acostumbran a desaguar en interceptores, que pueden unirse para formar una línea de enlace que termina en la planta depuradora de aguas residuales. Los interceptores y los tendidos de enlace, construidos por lo general de ladrillo o cemento reforzado, miden en ocasiones hasta 6 mts.de anchura. La red de alcantarillado se considera un servicio básico, sin embargo la cobertura de estas redes en las ciudades de países en desarrollo es mínima en relación con la cobertura de las redes de agua potable. Esto genera importantes problemas sanitarios.
Durante mucho tiempo, la preocupación de las autoridades municipales o departamentales está más ocupada en construir redes de agua potable, dejando para un futuro indefinido la construcción de las redes de alcantarillado. Actualmente las redes de alcantarillado son un requisito para aprobar la construcción de nuevas urbanizaciones.
Antecedentes en Honduras La cobertura de servicios de saneamiento en Honduras ha aumentado significativamente durante las últimas décadas, sin embargo, los servicios evidencian problemas en cuanto a su calidad y eficiencia y todavía persisten las brechas en cobertura, en especial en las zonas rurales.
El manejo de los desechos sólidos y líquidos es uno de los grandes problemas que enfrentan muchas personas en la zona rural y algunas zonas urbanas debido a la mala administración de las autoridades correspondientes. El Distrito Central, una de las ciudades más grandes del país y con un desordenado crecimiento poblacional, al igual que otras ciudades, carece de los servicios básicos de saneamiento. Esto ocurre por el presupuesto limitado con el que cuentan las instituciones públicas encargadas de prestar estos servicios, además de las políticas de priorización de proyectos en donde los recursos son canalizados a sectores de mayor impacto.
La Cabecera del Municipio de Soledad en el Departamento de El Paraíso, es de medianos recursos y con problemas de contaminación ambiental; al igual que otras comunidades, carece de un sistema adecuado de desechos sólidos por lo cual hace uso del sistema de letrinas y pozos sépticos.
Dicha comunidad cuenta con los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía fija y televisión por cable, al igual que centros educativos a nivel preescolar, primaria , secundaria y media, centro de asistencia médica, posta
policial, ambulancia de rescate médico, sin embargo, carece de un sistema de alcantarillado sanitario que contribuya a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
El Proyecto de Alcantarillado Sanitario ha sido seleccionado por presentar las características socio-económicas siguientes:
4. Mejorar la calidad de vida de sus habitantes 5. Contribuir con la conservación del medio ambiente 6. Reducir la propagación de enfermedades infecto-contagiosas
Alcantarillado Sanitario Municipio de Soledad, El Paraíso V. MARCO CONCEPTUAL
Acueducto: conducto artificial para transportar agua.
Aguas Residuales: tipo de agua que está contaminado con sustancias fecales y orina humanos o animales, así como también producto de los diferentes procesos como el industrial y el comercial, también llamadas servidas, aguas negras o cloacas.
Alcantarillado Sanitario: Obra que recoge las aguas servidas de los usuarios del sistema de agua potable, incluidos residuos humanos, los aleja de la comunidad y lo entrega a la naturaleza en forma segura para la salud y el medio ambiente.
Alcantarillado: Acueducto subterráneo fabricado para recoger las aguas llovedizas (pluvial) o residuales (sanitario) y darles paso.
Atarjeas: Conducto de menor diámetro en la red, se coloca generalmente por el eje de la calle, reciben directamente las aguas residuales.
Colectores: Son las secciones de alcantarillado público que conectan los diversos ramales de alcantarillado, se construye bajo tierra.
generalmente en las partes más bajas de las ciudades, y transportan las aguas servidas hasta su destino final.
Colectores Secundarios: Son las tuberías que recogen las aguas del terciario y los conducen a los colectores principales. Se sitúan enterradas, en las vías públicas.
Colectores Terciarios: Son tuberías de pequeño diámetro (150 a 250 mm de diámetro interno), que pueden estar colocados debajo de los callejones, a los cuales se conectan las acometidas domiciliares.
Conexiones (acometidas) Domiciliarias: Son pequeñas cámaras, de hormigón, ladrillo o plástico que conectan el alcantarillado privado (interior a la propiedad) con el público (en las vías).
Cotas: Se llama línea de cota, o simplemente cota, a la línea que se utiliza en la representación de planos en el dibujo técnico, para determinar las medidas de las piezas representadas en un plano.
Desechos Sólidos: Son desperdicios o sobrantes de las actividades humanas; se clasifican en gases, líquidos y sólidos; y por su origen, en orgánicos e inorgánicos.
Drenaje Sanitario: Se llama drenaje del baño sanitario al que transporta los desechos líquidos de casas, comercios y fábricas no contaminantes.
Embaular: Es hacer que el cauce pase a través de un canal formado con paredes (un gran canal).
Escurrimiento Libre: Es el recorrido de la pendiente más alta hasta donde va a caer.
Fosas Sépticas: Es una fosa de cemento, bloques de ladrillo o metal en la que sedimentan los sólidos y asciende la materia flotante.
Hidrostática: Parte de la mecánica que estudia el equilibrio de los fluidos.
Alcantarillado Sanitario Municipio de Soledad, El Paraíso Letrina Abonera:Es un sistema que no utiliza agua
aproximadamente 13 litros de agua por cada vez que tiramos de la cisterna), no contamina el medio ambiente, no propicia la aparición de insectos (moscas, mosquitos, etc.), ni de malos olores, su costo es muy bajo (comparado con el saneamiento convencional), se adapta prácticamente a cualquier hogar (puede ser tan modesto o tan lujoso como se desee), pero siempre es un baño limpio y seguro.
Letrina Tradicional: Lugar destinado para expeler en él los excrementos.
Lixiviado: Es el líquido producido cuando el agua percolada a través de cualquier material permeable. Puede contener tanto materia en suspensión como disuelta.
Medias cañas: Es la forma que adopta el agua dentro de una cañería que está parcialmente vacía.
Pozos de Visita: Son estructuras hidráulicas complementarias paras las redes de drenaje sanitario y pluvial, que tienen por objeto permitir el cambio de diámetro, de dirección, de pendiente. Colocados a distancias no mayores de
60.00 mts. Para que se puedan llevar a cabo las operaciones de inspección y limpieza de la red.
Proctor Estándar: Es una prueba de laboratorio que se hace para medir la humedad del suelo.
Red Colectora: Es un conjunto de tuberías y accesorios que se disponen de la forma adecuada para que recolecten las aguas.
Rellenos Sanitarios: Técnica de ingeniería para el adecuado confinamiento de los residuos sólidos municipales. Comprende el esparcimiento, acomodo y compactación de los residuos, su cobertura con tierra u otro material inerte, por lo menos diariamente, y el control de los gases y lixiviados y la proliferación de vectores, a fin de evitar la contaminación del ambiente y proteger la salud de la población.
Subcolectores: Tuberías que captan las aguas recolectadas por las atarjeas, son de menor diámetro que las atarjeas.
Elaborar el Estudio de Factibilidad de la Instalación de la Red de Alcantarillado Sanitario en el Municipio de Soledad, El Paraíso, a fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, la reducción del brote de enfermedades infecto-contagiosas y la contaminación ambiental de la comunidad.
Específicos 1. Reducir el brote de enfermedades como la diarrea, dengue, hepatitis, disentería, alergia, dermatitis y en algunos casos malaria, que produce la inexistencia de alcantarillado sanitario. 2. Disminuir el nivel de contaminación producidos por la acumulación de sedimentos y desechos generados por la falta de drenaje de las aguas duras y negras. 3. Contribuir al mejoramiento del nivel de vida de sus habitantes.
Variables Independientes  La población:Se considera una variable independiente ya que será la beneficiada con el proyecto y no depende de ninguna de las otras variables.
Dependientes  Ingresos: Son afectados de forma directamente proporcional al aumento de la población.
 Consumo: Que dependerá del crecimiento poblacional, así como el abastecimiento o falta de agua y de su capacidad económica.  Tarifa de Cobros: Dependerá pobladores.  Ambiente: Disminuir el nivel de contaminación, producido por el acumulación de desechos en la comunidad.
directamente del nivel de ingresos de los
Fuentes Primarias  Entrevistas con habitantes del Municipio de Soledad, El Paraíso.  Antecedentes del Municipio  Encuestas con los habitantes
Fuentes Secundarias  Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Tasa de crecimiento de la población e índice de mortalidad infantil  Alcaldía Municipal del Municipio de Soledad, El Paraíso. Extensión territorial. Requisitos para obtener la licencia ambiental.  Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA). Categorización regulaciones. del proyecto, impacto ambiental, condiciones y
Alcantarillado Sanitario Municipio de Soledad, El Paraíso  Banco Central de Honduras (BCH). Tasa de Rendimiento Mínima Aceptada (TREMA)  Metodología de la Investigación. Cálculo de la muestra  Manual para la Formulación y Evaluación de Proyectos Sociales Lineamientos a seguir para el desarrollo del proyecto  Proyectos Sociales de períodos anteriores. Lineamientos a seguir para el desarrollo del proyecto.
Limitantes del Proyecto  El proyecto se puede ver afectado por la escasez de financiamiento y la falta de inversionistas u organismos internacionales interesados en aportar el capital necesario para iniciar las operaciones de dicho proyecto.  Las zanjas para la introducción de la tubería podrían ocasionar problemas de comunicación y transporte de forma temporal, así como el riesgo de accidentes, especialmente en la población infantil y personas de la tercera edad.
 Tomando en consideración las condiciones de pobreza en la que se encuentra la comunidad, el mantenimiento del servicio de alcantarillado pone en riesgo la sostenibilidad del proyecto.
Nuestra sociedad se ha caracterizado por la precariedad de los servicios públicos en las comunidades de bajos ingresos económicos, esto provocado en gran parte por el incremento poblacional desordenado lo cual, sumado a otros factores,
Alcantarillado Sanitario Municipio de Soledad, El Paraíso VIII. ESTUDIO DE MERCADO
A través del Estudio de Mercado se obtuvo la información necesaria para conocer las características y condiciones de vida de los habitantes de la comunidad como ser: Situación económica, educativa, social y de salud de los pobladores. De igual forma, los resultados obtenidos fueron esenciales para determinar la aceptación del proyecto de Alcantarillado Sanitario y la forma en que sus habitantes contribuirán económicamente con el desarrollo y mantenimiento del mismo,
Para el establecimiento del tamaño de la muestra, para la aplicación de encuesta, se hizo uso de la fórmula siguiente:
n = z2 * N * P * Q E2 * (N-1) + P * Q * z2 Dónde: n = Tamaño de la muestra E = Error estándar P = Probabilidad de éxito
z = Nivel de confianza N = Población Q = Probabilidad de fracaso
Entonces: n = (0.95)2 * 326 * 0.80 * 0.20 ((0.05)2 * (326-1)) + (0.80 * 0.20 * (0.95)2) n = 49.19 ≈ 49 Encuestas
Como resultado de la aplicación de la fórmula antes expuesta, se obtuvo una muestra de cuarenta y nueve (49) viviendas.
Para una mayor comprensión, los resultados fueron divididos en los siguientes aspectos: 1.- Población 2.- Vivienda 3.- Educación 4.- Ingresos Familiares 5.- Actividad Económica 6.- Conocimiento del proyecto 7.- Apoyo del proyecto
Población Distribución de la población por género La distribución de la población en la Cabecera Municipal del Municipio de Soledad Departamento del Paraíso, se presenta a continuación:
Cuadro 1.1 Datos Hombres Mujeres Niños Niñas Total Conteo 86 85 32 27 230 Porcentaje 37% 37% 14% 12% 100%
PERSONAS QUE HABITAN LAS VIVIENDAS
37% Hombres Mujeres Niños 37% 12% 14% Niñas
Estos resultados representan una limitante para la construcción del proyecto, en cuanto a la mano de obra necesaria ya que únicamente el 37% son hombres con capacidad de aportar su mano de obra.
Distribución de la población por edades Cuadro 1.2 Datos De 18-35 De 36-50 De 51 En adelante De 0-7 De 8 A 12 De 13A 17 Total Conteo Hombres Mujeres 20 27 30 25 27 26 Conteo Niños Niños
16 10 7 33
Alcantarillado Sanitario Municipio de Soledad, El Paraíso Gráfico 1.2
30 30 25 20 20 15 10 5 0 De 18-35 De 36-50 De 51 En adelante De 0-7 De 8 A 12 De 13A 17 16 12 10 10 7 1 27 25 27 26
La edad de los habitantes en la cabecera del Municipio de Soledad, Departamento de El Paraíso se encuentra concentrada en un rango de 18-50 años, tanto del sexo masculino como femenino.
La menor proporción de población se encuentra en las edades que van desde los 13 a los 17 años; lo anterior podría resultar una ventaja para el desarrollo del proyecto en virtud de que las personas jóvenes y adultos podrían ofrecer su mano de obra en la ejecución del mismo.
Asimismo, la muestra nos sirve de referencia para hacer una proyección de la demanda actual y futura. Si tomamos como base la muestra de 49 viviendas con una población de doscientas cuarenta y cinco personas, nos da un promedio de cinco por cada vivienda. Cálculos y proyección: Habitantes año base Porcentaje de crecimiento Número de años proyectados 5 personas x 326 viviendas = 1,630 personas 3% anual 10
Alcantarillado Sanitario Municipio de Soledad, El Paraíso Periodo proyectado Del año 2011 al 2020
Período 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10
No. de habitantes base 1,630 1,679 1,729 1,782 1,834 1,889 1,946 2,004 2,064 2,216
% de crecimiento 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
Proyección 1,679 1,729 1,782 1,834 1,889 1,946 2,004 2,064 2,216 2,191
Viviendas Situación de las viviendas El estudio realizado revela que el 100% de los encuestados cuentan con una vivienda propia.
Cuadro 2.1 Datos Si No Total Conteo 49 0 49 Porcentaje 100% 0 100%
Lo anterior contribuye a que el apoyo de la comunidad hacia el proyecto sea mayor, ya la población se convierte en los beneficiarios directos.
Datos Primaria Secundaria Técnico Superior Ninguno Total
Conteo 21 9 5 9 5 49
Porcentaje 43% 18% 10% 18% 10% 100%
NIVEL ACADÉMICO DEL JEFE DE FAMILIA
18% 10% 43% 18% 10% Primaria Secundaria Técnico Superior Ninguno
Un 43% de los jefes de familia tienen un nivel académico de primaria lo que hace que la labor de concientización para que apoyen el proyecto sea mayor.
Población Económicamente Activa Cuadro 4.1 Procedencia del ingreso Datos Empresa privada Empresa pública Negocio propio Remesas Otros Total Conteo 1 25 16 1 6 49 Porcentaje 2% 51% 33% 2% 12% 100%
Empresa privada Empresa pública Negocio propio
Remesas Otros
El 53% de la población encuestada que será beneficiada con el proyecto perciben un ingreso fijo por concepto de salario, sin embargo, el 59% de los ingresos familiares son muy bajos lo que dificulta que las personas puedan pagar una cuota alta por el derecho a la conexión del servicio.
Alcantarillado Sanitario Municipio de Soledad, El Paraíso Cuadro 4.2 Nivel de ingreso familiar Datos Conteo Porcentaje De L 0.00 A L 3,000.00 9 18% De L 3,000.01 A L 6,000.00 11 22% De L6,000.01 A L10,000.00 9 18% De L10,000.00 En adelante 20 41% Total 49 100%
El 69% de las familias de la cabecera tienen ingresos que no exceden los L10,000.00, sin embargo, poseen los ingresos suficientes como para poder pagar la tarifa mensual de cobro por el servicio de alcantarillado.
18% 22% 41% 18% De L 0.00 A L 3,000.00 De L 3,000.01 A L 6,000.00 De L6,000.01 A L10,000.00 De L10,000.00 En adelante
Alcantarillado Sanitario Municipio de Soledad, El Paraíso Apoyo de la comunidad hacia el Proyecto Cuadro 7.1 Apoyo al proyecto de alcantarillado sanitario Datos Si No Total Conteo 49 0 49 Porcentaje 100% 0 100%
El apoyo de parte de la comunidad hacia el proyecto de alcantarillado sanitario es de un 100% lo que demuestra la aceptación del proyecto y la disposición de sus habitantes de colaborar con aportación económica o con mano de obra.
Tipo de aportación para el proyecto
Dada la composición de la población y las condiciones económicas de la misma, la aportación se ve ligeramente favorecida a través de mano de obra.
Cuadro 7.2 Forma de apoyo Datos Mano de obra Aportación monetaria Otros Total Conteo 27 22 0 49 Porcentaje 55% 45% 0 100%
COMO APOYARÍA EL PROYECTO
Mano de obra 55% 45% Aportación monetaria
Apoyo de mantenimiento del proyecto Cuadro 7.3 Disposición a pagar una cuota mensual por mantenimiento
Conteo 29 20 49 Gráfico 7.3
Porcentaje 59% 41% 100%
DISPOSICIÓN A PAGAR UNA CUOTA MENSUAL POR MANTENIMIENTO
59% Si No
El 59% de los habitantes están dispuestos, una vez finalizada la obra, a realizar el pago de la cuota de mantenimiento.
El 100% de los habitantes carece del servicio de alcantarillado sanitario, lo que justifica el proyecto a efecto de darle una pronta solución a esta necesidad.
Cuadro 8.1 Concepto Letrina Fosa séptica Otros Ninguno Total Muestra 10 36 2 1 49 Porcentaje 20% 73% 5% 2% 100%
Instrumentos de desechos residuales
2% 5% 20% Letrina Fosa séptica Otros 73% Ninguno
Número de pozos sépticos que ha construido en su propiedad
Datos Ninguno Uno Más de 1 Total
Conteo 14 33 2 49
Porcentaje 27% 69% 4% 100%
¿CUÁNTOS POZOS SÉPTICOS HA HECHO EN SU CASA?
69% ninguno 27% 4% uno Más de 1
Incidencia de enfermedades Las enfermedades padecidas por los habitantes pueden ser provocadas, en gran medida, por la inexistencia de una red de alcantarillado sanitario.
A continuación se presenta el cuadro que detalla las enfermedades de mayor incidencia en la población:
Cuadro 9.1 Concepto Enfermedades intestinales Dengue Cólera Otros Total Muestra 30 12 3 4 49 Gráfico 9.1 Porcentaje 61% 24% 7% 8% 100%
¿Recientemente de que enfermedad ha padecido?
8% 7% Enfermedades intestinales Dengue 24% 61% Cólera Otros
Todos los habitantes de la comunidad, aun los que no han padecido de ninguna de las enfermedades descritas anteriormente, consideran que la falta de alcantarillado es una de las causas para que se den estos padecimientos aunado al hecho de que provoca contaminación ambiental, malos olores, panorama desagradable, etc., razones por las cuales hacen necesaria la puesta en marcha del proyecto.
El estudio técnico de un proyecto social cobra relevancia dentro de la evaluación del mismo ya que en él se determinan los costos en los que se incurrirán al implementarlo, constituyéndose en la base para el cálculo financiero y la evaluación económica del mismo.
Un proyecto social debe mostrar, en su estudio técnico, los procesos y métodos necesarios para su realización, de ahí se desprende la necesidad de maquinaria y equipo, mano de obra calificada y no calificada para lograr los objetivos de su implementación, la identificación de los proveedores y acreedores que proporcionen los materiales y herramientas necesarias para desarrollar el proyecto de manera óptima.
Derivado de lo anterior, a continuación se detallan algunos de los objetivos del estudio técnico: 1. 2. Delimitar la macro y micro localización del proyecto. Determinar características del terreno y de las vías de acceso de la comunidad.
Efectuar una descripción general del proyecto.
Realizar una breve descripción de las actividades a realizar en el proyecto.
Alcantarillado Sanitario Municipio de Soledad, El Paraíso 5.
Establecer los presupuestos de materiales, mano de obra, subcontratos, equipos y herramientas necesarios para la ejecución de la obra civil del proyecto.
Medir el tiempo de ejecución de la obra civil Hacer una breve descripción del plan de servicios.
Localización del Proyecto El proyecto de alcantarillado sanitario se ejecutará en: País : Honduras Departamento : El Paraíso Municipio : Soledad Cabecera : Soledad
Mapa 1: Honduras
Alcantarillado Sanitario Municipio de Soledad, El Paraíso Localización del Proyecto
El proyecto estará ubicado en la cabecera del municipio de Soledad, Departamento de El Paraíso, el que limita con los siguientes municipios: Al Norte Al Sur Al Este Al Oeste : : : : Municipio de Nueva Armenia Municipio de Orocuina y Liure Municipio de Texiguat Municipio de Pespire y San Isidro
El Municipio de Soledad tiene una extensión superficial de 163.1 Km 2, cuenta con 8 aldeas y 108 caseríos.
Los sectores beneficiados por la ejecución del proyecto son los que se muestran a continuación:
Mapa 2: Departamento de El Paraíso
Alcantarillado Sanitario Municipio de Soledad, El Paraíso Mapa 2: Municipio de Soledad
Topografía El municipio cuenta con todas sus calles bien definidas con una regular topografía donde hay lugares con pendiente natural del terreno bastante considerable.
Habiéndose hecho una inspección del tipo de suelo y con información de los vecinos del lugar se detectó la presencia de un suelo altamente rocoso, por lo que para realizar la excavación se deberá hacer uso de maquinaria adecuada para poder perforar el suelo hasta los niveles establecidos en el diseño y así garantizar el buen desarrollo del proyecto.
Vías de Acceso La vía de acceso vehicular al municipio de Soledad es partiendo de la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C, por la carretera al Sur, en Sabana Grande, desvió hacia al municipio de Nueva Armenia, pasando por dicho Municipio.
Partiendo de la ciudad de Choluteca, carretera hacia el Municipio de Orocuina, pasando por dicho Municipio.
Descripción General del Sistema El sistema está conformado por todos los elementos hidráulicos y la obra civil requerida para la captación y transporte de los fluidos, desde la vivienda hasta el sitio de disposición final; el sistema consta de tuberías conectadas mediante pozos de inspección.
Los pozos de inspección estarán colocados en donde exista peligro de obstrucción, cambio de alineamiento vertical u horizontal, en la unión de dos o más líneas, también en donde ocurra un cambio de material de la tubería, pero con una distancia entre ellos no mayor de 100 metros.
Entre pozo y pozo de inspección, las tuberías de alcantarillado deben ir rectas en pendiente y alineamiento, y de diámetro uniforme.
Los pozos tienen forma de botella para afectar lo menos posible el pavimento, cuando se haya hecho. En los normales o corrientes el diámetro de la boca de entrada es de 0.60 mts. y el fondo de 1.20 mts. lo suficiente para que un hombre pueda entrar, salir y adentro poder trabajar con su aparatos cómodamente.
Las partes de estos pozos pueden ser de ladrillo rafón, repello en ambas caras o fundido y su grosor puede ser de 0.25cms.
La captación en cada vivienda ocurrirá en la caja de registro que constituye el inicio del sistema colector. De estas cajas, las acometidas conducirán el fluido hasta la tubería matriz.
El sistema de alcantarillado sanitario tendrá una longitud 2,943.76 ml (metros lineales), los puntos de desagüe son los aprobados según el diseño de la obra.
A continuación se muestran detalles por actividad y por etapas de los costos necesarios para la instalación del sistema de alcantarillado sanitario en la Cabecera del Municipio de Soledad, Departamento de El Paraíso:
Presupuesto por Actividades Proyecto de Alcantarillado Sanitario Municipio de Soledad, El Paraíso (Totales Expresados en Lempiras)
Detalle Equipo de topografía Retroexcavadora 135 HP Compactadora Cargadora 920 Volqueta Tanque de agua 1,500 GL Tractor D6 Sub-total en: Herramienta y equipo Herramienta menor Sub-total en: Herramienta menor Madera rústica de pino Clavos Material selecto Tubo de PVC 8" x 20' DR-50 Tubo de PVC 6" x 20' DR-50 Tubo de PVC de 4"x20' RD-41 Tubo de PVC de 6"x20' RD-41 Lija de agua No. 280 Pegamento para PVC Yee PVC de 8"x8"x6" Ladrillo rafón rústico Cemento gris tipo portland Arena de río lavada Varilla de hierro corrug. 3/4"x30' Varilla de hierro corrug. 3/8"x30' Varilla de hierro lisa 1/4x30' Alambre de amarre Grava de río Administración delegada (Imprevistos) Sub-total en: Materiales Albañil Fontanero Topógrafo Carpintero Capataz Sub-total en: Mano de obra calificada Ayudante Cadenero Peón Operador de equipo Sub-total en: Mano de obra no calificada Costo de diseño y supervisión Sub-total en: Costo de diseño y superv. Total Inversión Unidad Jdr Hora Hora Hora 3 M Hora Hora % Pie Lbs. 3 M Und. Und. Und. Und. Und. Gln. Und. Und. Bolsa 3 M Und. Und. Und. Lbs. 3 M % Jdr Jdr Jdr Jdr Jdr Jdr Jdr Jdr Jdr % 35768.00 968.00 624.50 266.00 227.00 163.00 271.00 32.00 10.00 326.00 35100.00 1900.00 138.00 146.00 364.00 40.00 222.00 102.00 10.00 790.00 250.00 12.00 20.00 57.00 790.00 18.00 1385.00 62.00 40.00 Cantidad Obra 2.10 294.00 129.00 19.00 925.00 84.00 210.00 Precio Inversión Total Unitario 1,000.00 2,100.00 750.00 220,500.00 500.00 64,500.00 600.00 11,400.00 60.00 55,500.00 600.00 50,400.00 700.00 147,000.00 551,400.00 14,976.35 14,976.35 15.18 542,958.24 9.08 8,789.44 218.75 136,609.38 1,458.97 388,086.02 831.60 188,773.20 378.00 61,614.00 899.00 243,629.00 4.50 144.00 1,124.11 11,241.10 535.71 174,641.46 2.50 87,750.00 115.45 219,355.00 369.00 50,922.00 287.00 41,902.00 71.20 25,916.80 36.20 1,448.00 11.00 2,442.00 407.00 41,514.00 354,160.20 2581,895.83 300.00 237,000.00 300.00 75,000.00 350.00 4,200.00 250.00 5,000.00 300.00 17,100.00 338,300.00 180.00 142,200.00 225.00 4,050.00 180.00 249,300.00 220.00 13,640.00 409,190.00 1416,640.79 1416,640.79 5312,402.98
A continuación se muestra un detalle de los materiales a utilizar para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario:
Presupuesto de Materiales Proyecto de Alcantarillado Sanitario Municipio de Soledad, El Paraíso (Totales Expresados en Lempiras)
Detalle Unidad Cantidad Obra 35768.00 968.00 624.50 266.00 227.00 163.00 271.00 32.00 10.00 326.00 35100.00 1900.00 138.00 146.00 364.00 40.00 222.00 102.00 10.00 Precio Unitario 15.18 9.08 218.75 1,458.97 831.60 378.00 899.00 4.50 1,124.11 535.71 2.50 115.45 369.00 287.00 71.20 36.20 11.00 407.00 Inversión Total 542,958.24 8,789.44 136,609.38 388,086.02 188,773.20 61,614.00 243,629.00 144.00 11,241.10 174,641.46 87,750.00 219,355.00 50,922.00 41,902.00 25,916.80 1,448.00 2,442.00 41,514.00 354,160.19 2581,895.83
Madera rústica de pino Pie Clavos Lbs. 3 Material selecto M Tubo de PVC 8" x 20' DR-50 Und. Tubo de PVC 6" x 20' DR-50 Und. Tubo de PVC de 4"x20' RD-41 Und. Tubo de PVC de 6"x20' RD-41 Und. Lija de agua No. 280 Und. Pegamento para PVC Gln. Yee PVC de 8"x8"x6" Und. Ladrillo rafón rústico Und. Cemento gris tipo portland Bolsa 3 Arena de río lavada M Varilla de hierro corrug. 3/4"x30' Und. Varilla de hierro corrug. 3/8"x30' Und. Varilla de hierro lisa 1/4x30' Und. Alambre de amarre Lbs. 3 Grava de río M Administración delegada (Imprevistos) % Total General Materiales
El detalle de la mano de obra, herramienta y equipo y el costo por diseño y supervisión de la obra, necesarios a utilizar para instalar el sistema de alcantarillado sanitario se detalla a continuación:
Presupuesto de Mano de Obra Proyecto de Alcantarillado Sanitario Municipio de Soledad, El Paraíso (Totales Expresados en Lempiras)
Detalle Unidad Cantidad Obra Precio Unitario 300.00 300.00 350.00 250.00 300.00 180.00 225.00 180.00 220.00 Inversión Total 237,000.00 75,000.00 4,200.00 5,000.00 17,100.00 338,300.00 142,200.00 4,050.00 249,300.00 13,640.00 409,190.00 747,490.00
Albañil Jdr 790.00 Fontanero Jdr 250.00 Topógrafo Jdr 12.00 Carpintero Jdr 20.00 Capataz Jdr 57.00 Sub-total en: Mano de obra calificada Ayudante Jdr 790.00 Cadenero Jdr 18.00 Peón Jdr 1385.00 Operador de equipo Jdr 62.00 Sub-total en: Mano de obra no calificada Total General Mano de Obra
Presupuesto de Herramientas y Equipo Proyecto de Alcantarillado Sanitario Municipio de Soledad, El Paraíso (Totales Expresados en Lempiras)
Detalle Unidad Cantidad Obra Precio Unitario 1,000.00 750.00 500.00 600.00 60.00 600.00 700.00 Inversión Total 2,100.00 220,500.00 64,500.00 11,400.00 55,500.00 50,400.00 147,000.00 551,400.00 14,976.35 14,976.35 566,376.35
Equipo de topografía Jdr 2.10 Retroexcavadora 135 HP Hora 294.00 Compactadora Hora 129.00 Cargadora 920 Hora 19.00 3 Volqueta M 925.00 Tanque de agua 1,500 GL Hora 84.00 Tractor D6 Hora 210.00 Sub-total en: Herramienta y equipo Herramienta menor % Sub-total en: Herramienta menor Total General Herramientas y Equipo
Presupuesto de Costos de Diseño y Supervisión Proyecto de Alcantarillado Sanitario Municipio de Soledad, El Paraíso (Totales Expresados en Lempiras)
Detalle Costo de diseño y supervisión Total Inversión Unidad % Cantidad Obra 40.00 Precio Unitario Total Obra Inversión Total 1416,640.79 1416,640.79
Especificación por Actividades Proyecto de Alcantarillado Sanitario Municipio de Soledad, El Paraíso
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES No.: Actividad: 1 Trazado y nivelado alcantarillado Unidad: Cantidad obra: Km. 2.94
Descripción de la actividad Este trabajo consistirá en el trazado y marcado con nivel y teodolito para replanteos de precisión. Todo trabajo de levantamiento y estacado de construcción deberá efectuarse por personal calificado: Ingeniero y topógrafo que tenga experiencia en este ramo y sea aceptado por el Supervisor. Para el replanteo se seguirán las líneas y cotas indicadas en planos.
Criterios de medición y pago La cantidad a pagarse por trazado y marcado con nivel, será en número de km. medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el Supervisor de obra.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES No.: Actividad: 2 Excavación estructural Unidad: Cantidad obra:
Descripción de la actividad Consistirá en la excavación, por medio de maquinaria pesada, así también se requerirá de medios manuales para excavar en cualquier tipo de suelo. El material excavado será colocado a un mínimo de 60 cm. De la orilla del zanjo. El material sobrante al final será desalojado a unos 10 mts. de distancia para su posterior acarreo.
Criterios de medición y pago La cantidad a pagarse por la excavación estructural, será en número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el Supervisor de obra.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES No.: Actividad: 3 Unidad: Relleno compactado con mat. Del sitio Cantidad obra:
Descripción de la actividad Consistirá en seleccionar, colocar, manipular, humedecer material extraído del mismo sitio, mismo que servirá de cama a las tuberías de desagües. El material deberá previamente ser aprobado por la supervisión de la obra y estar libres de piedras, grumos y terrones. posteriormente este deberá ser compactado en capas con un espesor de 0.10 mts. Iniciando desde los bordes hasta el centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en los sitios apisonados.
Criterios de medición y pago La cantidad a pagarse será en número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el Supervisor de obra.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES No.: Actividad: 4 Acarreo de materiales a 25 Km. Unidad: Cantidad obra:
Descripción de la actividad Este trabajo consistirá en el traslado de los materiales necesarios para ejecutar la obra, desde la ubicación de los proveedores hasta el lugar de la obra, tomando en cuenta que los proveedores más cercanos son de Choluteca se recorrerá una distancia de aproximadamente 25 km.
Criterios de medición y pago La cantidad a pagarse por el acarreo, será en base al número de metros cúbicos medidos de los materiales requeridos en la obra.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES No.: Actividad: 5 Relleno de material selecto Unidad: Cantidad obra:
Descripción de la actividad Consistirá en seleccionar, colocar, manipular, humedecer material selecto, esto servirá de cama a las tuberías de desagües. El material deberá previamente ser aprobado por la supervisión de la obra y estar libres de piedras, grumos y terrones. posteriormente este deberá ser compactado con maquinaría en capas con un espesor de 0.10 mts. Iniciando desde los bordes hasta el centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en los sitios apisonados.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES No.: Actividad: 6 Suministro de tubería PVC de 8" Unidad: Cantidad obra:
Descripción de la actividad Este trabajo consistirá la compra a los proveedores de los lances de tubería PVC de 8" que se requerirán en la obra. La tubería será de cloruro de polivinilo fabricada con compuestos vírgenes que satisfacen la norma ASTM D-1784, La tubería cumple la norma ASTMD3034 con junta rígida.
Criterios de medición y pago La cantidad a pagarse, será en número de metros lineales medidos en la obra, ordenados y aceptados por el Supervisor de obra.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES No.: Actividad: 7 Instalación de tubería PVC de 8" Unidad: Cantidad obra:
Descripción de la actividad Este trabajo consistirá en la instalación de la tubería de PVC de 8", a lo largo de los tramos y zanjos indicados por el Supervisor de la obra, la misma se deberá instalar con la inclinación adecuada para que funcione a través del efecto de lo gravedad. Esta labor será llevada a cabo por mano de obra calificada, específicamente fontaneros y M.O. no calificada.
Criterios de medición y pago La cantidad a pagarse la instalación de la tubería, será en número de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el Supervisor de obra.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES No.: Actividad: 8 Suministro de tubería PVC de 6" Unidad: Cantidad obra:
Descripción de la actividad Este trabajo consistirá la compra a los proveedores de los lances de tubería PVC de 6" que se requerirán en la obra. La tubería será de cloruro de polivinilo fabricada con compuestos vírgenes que satisfacen la norma ASTM D-1784, La tubería cumple la norma ASTMD3034 con junta rígida.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES No.: Actividad: 9 Instalación de tubería PVC de 6" Unidad: Cantidad obra:
Descripción de la actividad Este trabajo consistirá en la instalación de la tubería de PVC de 6", a lo largo de los tramos y zanjos indicados por el Supervisor de la obra, la misma se deberá instalar con la inclinación adecuada para que funcione a través del efecto de lo gravedad. Esta labor será llevada a cabo por mano de obra calificada, específicamente fontaneros y M.O. no calificada.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES No.: Actividad: 10 Unidad: Conexiones domiciliarias a caja de red Cantidad obra:
Descripción de la actividad Este trabajo consistirá en preparar la conexión domiciliarias que se encontraran a lo largo de la obra, mediante la instalación de la tubería de PVC necesaria y conexión de esta a la red de alcantarillado sanitario, para ello se requerirá mano de obra calificada, específicamente fontaneros y M.O. no calificada. Se deberá cuidar que siga el mismo principio de inclinación para que funcione a través de la gravedad.
Criterios de medición y pago La cantidad a pagarse, será en número de unidades establecidas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el Supervisor de obra.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES No.: Actividad: 11 Cono para pozo de alcantarillado Unidad: Cantidad obra:
Descripción de la actividad Criterios de medición y pago Este trabajo consistirá en la construcción de conos La cantidad a pagarse será en para los pozos de alcantarillado, para esto se número de unidades establecidas necesitara de gran cantidad de ladrillos de rafón y en la obra, de trabajos ordenados, otros materiales como cemento, varillas, además de ejecutados y aceptados por el mano de obra calificada y mano de obra no calificada, Supervisor de obra. así como la utilización de herramienta menor.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES No.: Actividad: 12 Tapadera y casquete-pozo Unidad: Cantidad obra:
Descripción de la actividad Criterios de medición y pago Consistirá en la construcción de las tapaderas y La cantidad a pagarse será según casquetes para los pozos de alcantarillado, para esto el número de unidades se necesitara materiales como cemento, varillas, establecidas en la obra, de además de mano de obra calificada y mano de obra trabajos ordenados, ejecutados y no calificada, así como la utilización de herramienta aceptados por el Supervisor de menor. obra.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES No.: Actividad: 13 Base para pozo de alcantarillado Unidad: Cantidad obra:
Descripción de la actividad Consistirá en la construcción de cada una de las bases necesarias según el Supervisor de la obra, para cada uno de los pozos del alcantarillado sanitario, para esto se necesitara materiales como cemento, varillas, además de mano de obra calificada y mano de obra no calificada, así como la utilización de herramienta menor.
Criterios de medición y pago La cantidad a pagarse será en número de unidades establecidas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el Supervisor de obra.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES No.: Actividad: 14 Media caña Unidad: Cantidad obra:
Descripción de la actividad Consistirá en la construcción de la media caña del alcantarillado, para esto se necesitara materiales como cemento, varillas, además de mano de obra calificada y mano de obra no calificada, así como la utilización de herramienta menor.
Criterios de medición y pago La cantidad a pagarse por trazado y marcado con nivel, será en número de unidades establecidas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el Supervisor de obra.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES No.: Actividad: 15 Pared para cilindros de pozo Unidad: Cantidad obra:
Descripción de la actividad Consistirá en la construcción de paredes para cilindros de pozo necesarias según determine el Supervisor de la obra, para esto se necesitara materiales como ladrillo rafón, cemento, varillas, además de mano de obra calificada y mano de obra no calificada, así como la utilización de herramienta menor.
Criterios de medición y pago La cantidad a pagarse será en base al número de metros lineales en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el Supervisor de obra.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES No.: Actividad: 16 Repello y afinado de int. de cilindro Unidad: Cantidad obra:
Descripción de la actividad Este trabajo consistirá en el repello y acabado a puro cemento, del interior de cada cilindro, para esto se requerirá además de los materiales comunes, mano de obra calificada y no calificada.
Criterios de medición y pago La cantidad a pagarse será en base al número de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el Supervisor de obra.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES No.: Actividad: 17 Unidad: Repello y afinado de int. cono de pozo Cantidad obra:
Descripción de la actividad Criterios de medición y pago Este trabajo consistirá en el repello y acabado a puro La cantidad a pagarse será en cemento, del interior del cono de pozo, para esto se base al número de unidades en la requerirá además de materiales como arena y obra, de trabajos ordenados, cemento, mano de obra calificada y no calificada. ejecutados y aceptados por el Supervisor de obra.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES No.: Actividad: 18 Repello exterior de cilindro Unidad: Cantidad obra:
Descripción de la actividad Este trabajo consistirá en el repello del exterior de cada cilindro, para esto se requerirá además de los materiales como arena y cemento, mano de obra calificada y no calificada.
Criterios de medición y pago La cantidad a pagarse será en número de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el Supervisor de obra.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES No.: Actividad: 19 Repello exterior de cono Unidad: Cantidad obra:
Descripción de la actividad Este trabajo consistirá en el repello del exterior de cono, para esto se requerirá además de los materiales como arena y cemento, mano de obra calificada y no calificada.
Criterios de medición y pago La cantidad a pagarse será dado por el número de unidades en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el Supervisor de obra.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES No.: Actividad: 20 Prueba hidrostática Unidad: Cantidad obra:
Descripción de la actividad La actividad consiste en la prueba hidrostática de tuberías de alcantarillado sanitario en tramos desde 15" hasta 24". En el tramo a probar se colocarán tapones de ladrillo en los pozos consecutivos del tramo seleccionado, se llena el tramo y el pozo de mayor cota de elevación hasta alcanzar una carga de 1.00 mt sobre el punto más alto del tramo de tubería en prueba. Se deja durante una hora para que se sature el tramo y el pozo, se toma el tiempo y la altura, cuando ha pasado una hora se vuelve a tomar el tiempo y se mide la altura de agua, se calcula el volumen de agua perdida y la fuga máxima permisible es de 0.0014 gln./min/junta. Las Juntas que resulten defectuosas deberán ser corregidas por el responsable de la instalación. En cuyo caso se realizará nuevamente la prueba después de la reparación.
Criterios de medición y pago La cantidad a pagarse , será en número de metros lineales de pruebas hidrostáticas satisfactorias en las diferentes tuberías en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el Supervisor de obra.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES No.: Actividad: 21 Caja de conexión domiciliaria Unidad: Cantidad obra:
Descripción de la actividad Este trabajo consistirá en construir cada una de las cajas domiciliarias para conexión entre las edificaciones y la red de alcantarillado sanitario, para ello se requerirá materiales como ladrillos, cemento, arena, grava, varillas, madera rustica, además de mano de obra calificada, específicamente fontaneros y M.O. no calificada, y herramienta menor.
Criterios de medición y pago La cantidad a pagarse será en base al número de unidades establecidas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el Supervisor de obra.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES No.: Actividad: 22 Dados de concreto 40x40x50 Unidad: Cantidad obra:
Descripción de la actividad Criterios de medición y pago Esta labor consiste en la construcción de los ocho La cantidad a pagarse será en dados de concreto de 40x40x50 necesarios para le base al número de unidades mejor funcionamiento del alcantarillado sanitario. Se establecidas en la obra, de utilizaran materiales como cemento, arena, varillas, trabajos ordenados, ejecutados y además de mano de obra calificada y no calificada, y aceptados por el Supervisor de herramienta menor. obra.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES No.: Actividad: 23 Castillo 15 x 15 Unidad: Cantidad obra:
Descripción de la actividad Criterios de medición y pago Esta labor consiste en la construcción de diez La cantidad a pagarse por los castillos de 15x15 necesarios para le mejor castillos, será dado en base al funcionamiento del alcantarillado sanitario. Se número de metros lineales utilizaran materiales como cemento, arena, varillas, establecidos en la obra, de madera rustica, además de mano de obra calificada y trabajos ordenados, ejecutados y no calificada, y herramienta menor. aceptados por el Supervisor de obra.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES No.: Actividad: 24 Capa de concreto 150 kg. / Cm. 2 Unidad: Cantidad obra:
Descripción de la actividad Este trabajo consistirá en el tirado y acabado de una capa de concreto con un espesor de 2 cm. Necesarios para proteger y fortalecer la obra civil. Se requerirá de materiales como cemento, arena, grava, así como mano de obra calificada y no calificada.
Criterios de medición y pago La cantidad a pagarse será según el número de metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el Supervisor de obra.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES No.: Actividad: 25 Excavación y botado de mat. no clas. Unidad: Cantidad obra:
8,390.27
Descripción de la actividad Criterios de medición y pago Este trabajo consistirá en la excavación y La cantidad a pagarse será según compactado del área de terreno previamente el número de metros cúbicos determinada con el Supervisor de la obra, la medidos en la obra, de trabajos excavación se hará con maquinaria pesada, como ordenados, ejecutados y ser tractores, volquetas, compactadoras. se aceptados por el Supervisor de necesitaran de mano de obra calificada y no obra. calificada. aquí se botará todo el material no clasificado resultante de la obra.
Alcantarillado Sanitario Municipio de Soledad, El Paraíso Ficha de costo Costo Unitario por Actividad (Expresado en Lempiras)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS No.: Actividad: 1 Trazado y nivelado alcantarillado MATERIALES Unidad Rendim. Pie 35.000 Lbs. 10.000 Unidad: Cantidad obra:
Km. 2.94
Madera rústica de pino Clavos Subtotal en Materiales
P.U. Subtotal 15.18 531.30 9.08 90.80 622.10
Total 1,562.02 266.95 1,828.97
Topógrafo Subtotal en M.O. Calificada Peón Ayudante Cadenero Subtotal en M.O. No Calificada
MANO DE OBRA Unidad Rendim. Jdr. 0.714
P.U. Subtotal 350.00 249.90 249.90 180.00 180.00 225.00 128.52 128.52 160.65 417.69
Total 734.71 734.71 377.85 377.85 472.31 1,228.01
Jdr. Jdr. Jdr.
0.714 0.714 0.714
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Unidad Rendim. P.U. Subtotal Equipo de topografía Día 0.714 1000.00 714.00 Subtotal en Herramientas y Equipos 714.00 RESUMEN DE CONCEPTOS PRECIO UNITARIO DE MATERIALES PRECIO UNITARIO DE MANO DE OBRA PRECIO UNITARIO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS COSTO TOTAL DIRECTO DE LA ACTIVIDAD
Total 2,099.16 2,099.16
622.10 667.59 714.00 2,003.69
1,828.97 1,962.71 2,099.16 5,890.85
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS No.: Actividad: 2 Excavación estructural MATERIALES Unidad Rendim. Pie 15.765 Lbs. 0.429 Unidad: Cantidad obra:
P.U. Subtotal 15.18 239.31 9.08 3.90 243.21
Total 491,938.37 8,007.34 499,945.70
Albañil Carpintero Capataz Subtotal en M.O. Calificada Peón Ayudante Subtotal en M.O. No Calificada
MANO DE OBRA Unidad Rendim. Jdr. 0.019 Jdr. 0.008 Jdr. 0.019
P.U. Subtotal 300.00 5.70 300.00 2.40 350.00 6.65 14.75 180.00 180.00 20.52 1.80 22.32
Total 11,717.09 4,933.51 13,669.94 30,320.54 42,181.53 3,700.13 45,881.66
Jdr. Jdr.
0.114 0.010
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Unidad Rendim. P.U. Subtotal Retroexcavadora 135 HP Hora 0.143 750.00 107.25 Subtotal en Herramientas y Equipos 107.25 RESUMEN DE CONCEPTOS PRECIO UNITARIO DE MATERIALES PRECIO UNITARIO DE MANO DE OBRA PRECIO UNITARIO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS COSTO TOTAL DIRECTO DE LA ACTIVIDAD
Total 220,466.32 220,466.32
243.21 37.07 107.25 387.53
499,945.70 76,202.20 220,466.32 796,614.22
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS No.: Actividad:
3 Unidad: Relleno compactado con material del sitio Cantidad obra:
Peón Subtotal en M.O. No Calificada
MANO DE OBRA Unidad Rendim. Jdr. 0.286
P.U. Subtotal 225.00 64.35 64.35
Total 7,554.05 7,554.05
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Unidad Rendim. P.U. Subtotal Herramienta menor % 4.000 28.60 1.14 Compactadora Hora 0.143 500.00 71.50 Subtotal en Herramientas y Equipos 71.50 RESUMEN DE CONCEPTOS PRECIO UNITARIO DE MATERIALES PRECIO UNITARIO DE MANO DE OBRA PRECIO UNITARIO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS COSTO TOTAL DIRECTO DE LA ACTIVIDAD
Total 134.29 8,393.39 8,393.39
0.00 64.35 71.50 135.85
0.00 7,554.05 8,393.39 15,947.43
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS No.: Actividad: 4 Acarreo de materiales a 25 Km. Unidad: Cantidad obra:
Operador de equipo Subtotal en M.O. No Calificada
MANO DE OBRA Unidad Rendim. Jdr. 0.023
P.U. Subtotal 220.00 5.06 5.06
Total 13,459.60 13,459.60
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Unidad Rendim. P.U. Subtotal Cargadora 920 Hora 0.007 600.00 4.20 3 M Volqueta 0.278 60.00 16.68 Subtotal en Herramientas y Equipos 20.88 RESUMEN DE CONCEPTOS PRECIO UNITARIO DE MATERIALES PRECIO UNITARIO DE MANO DE OBRA PRECIO UNITARIO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS COSTO TOTAL DIRECTO DE LA ACTIVIDAD
Total 11,172.00 44,368.80 55,540.80
0.00 5.06 20.88 25.94
0.00 13,459.60 55,540.80 69,000.40
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS No.: Actividad: 5 Relleno material selecto MATERIALES Unidad Rendim. M3 1.355 Unidad: Cantidad obra:
P.U. 218.75
Subtotal 296.41 296.41
Total 180,360.24 180,360.24
Material Selecto Subtotal en Materiales
P.U. Subtotal 180.00 51.48 51.48
Total 31,325.07 31,325.07
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Unidad Rendim. P.U. Subtotal Compactadora Hora 0.143 500.00 71.50 Herramienta menor % 4.000 28.60 1.14 Subtotal en Herramientas y Equipos 72.64 RESUMEN DE CONCEPTOS PRECIO UNITARIO DE MATERIALES PRECIO UNITARIO DE MANO DE OBRA PRECIO UNITARIO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS COSTO TOTAL DIRECTO DE LA ACTIVIDAD
Total 43,507.04 696.11 44,203.15
296.41 51.48 72.64 420.53
180,360.24 31,325.07 44,203.15 255,888.45
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS No.: Actividad: 6 Suministro de tubería PVC de 8" MATERIALES Unidad Rendim. Unidad 0.167 Unidad: Cantidad obra:
Tubo de PVC 8" x 20' DR-50 Subtotal en Materiales
P.U. Subtotal 1,458.97 243.65 243.65
Total 387,237.06 387,237.06
RESUMEN DE CONCEPTOS PRECIO UNITARIO DE MATERIALES PRECIO UNITARIO DE MANO DE OBRA PRECIO UNITARIO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS COSTO TOTAL DIRECTO DE LA ACTIVIDAD
243.65 0.00 0.00 243.65
387,237.06 0.00 0.00 387,237.06
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS No.: Actividad: 7 Instalación de tubería PVC de 8" MATERIALES Unidad Rendim. Unidad 0.005 Gln. 0.001 Unidad: Cantidad obra:
Lija de agua No. 280 Pegamento para PVC Subtotal en Materiales
P.U. Subtotal 4.50 0.02 1124.11 1.12 1.15
Total 35.76 1,786.58 1,822.34
Fontanero Subtotal en M.O. Calificada Ayudante Subtotal en M.O. No Calificada
MANO DE OBRA Unidad Rendim. Jdr. 0.057
P.U. Subtotal 300.00 17.10 17.10 180.00 10.26 10.26
Total 27,177.54 27,177.54 16,306.53 16,306.53
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Unidad Rendim. P.U. Subtotal Herramienta menor % 2.000 21.09 0.42 Subtotal en Herramientas y Equipos 0.42 RESUMEN DE CONCEPTOS PRECIO UNITARIO DE MATERIALES PRECIO UNITARIO DE MANO DE OBRA PRECIO UNITARIO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS COSTO TOTAL DIRECTO DE LA ACTIVIDAD
Total 670.38 670.38
1.15 27.36 0.42 28.93
1,822.34 43,484.07 670.38 45,976.79
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS No.: Actividad: 8 Suministro de tubería PVC de 6" MATERIALES Unidad Rendim. Unidad 0.167 Unidad: Cantidad obra:
Tubo de PVC 6" x 20' DR-50 Subtotal en Materiales
P.U. Subtotal 831.60 138.88 138.88
Total 188,099.45 188,099.45
138.88 0.00 0.00 138.88
188,099.45 0.00 0.00 188,099.45
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS No.: Actividad: 9 Instalación de tubería PVC de 6" MATERIALES Unidad Rendim. Unidad 0.005 Gln. 0.001 Unidad: Cantidad obra:
Total 30.47 1,522.53 1,553.00
MANO DE OBRA Unidad Rendim. Jdr. 0.047
P.U. Subtotal 300.00 14.10 14.10 180.00 8.46 8.46
Total 19,097.46 19,097.46 11,458.48 11,458.48
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Unidad Rendim. P.U. Subtotal Herramienta menor % 2.000 17.39 0.35 Subtotal en Herramientas y Equipos 0.35 RESUMEN DE CONCEPTOS PRECIO UNITARIO DE MATERIALES PRECIO UNITARIO DE MANO DE OBRA PRECIO UNITARIO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS COSTO TOTAL DIRECTO DE LA ACTIVIDAD
Total 471.07 471.07
1.15 22.56 0.35 24.05
1,553.00 30,555.94 471.07 32,580.01
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS No.: Actividad: 10 Unidad: Conexiones domiciliarias de cajas a red de alcantarillado Cantidad obra: MATERIALES Unidad Rendim. Unidad 0.500 Unidad 0.830 Unidad 0.050 Gln. 0.020 Unidad 1.000
Tubo de PVC de 4"x20' RD-41 Tubo de PVC 6" x 20' DR-50 Lija de agua No. 280 Pegamento para PVC Yee PVC de 8"x8"x6" Subtotal en Materiales
P.U. Subtotal 378.00 189.00 899.00 746.17 4.50 0.23 1124.11 22.48 535.71 535.71 1,493.59
Total 61,614.00 243,251.42 73.35 7,329.20 174,641.46 486,909.43
MANO DE OBRA Unidad Rendim. Jdr. 0.230
P.U. Subtotal 300.00 69.00 69.00 180.00 41.40 41.40
Total 22,494.00 22,494.00 13,496.40 13,496.40
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Unidad Rendim. P.U. Subtotal Herramienta menor % 4.000 85.10 3.40 Subtotal en Herramientas y Equipos 3.40 RESUMEN DE CONCEPTOS PRECIO UNITARIO DE MATERIALES PRECIO UNITARIO DE MANO DE OBRA PRECIO UNITARIO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS COSTO TOTAL DIRECTO DE LA ACTIVIDAD
Total 1,109.70 1,109.70
1,493.59 110.40 3.40 1,607.39
486,909.43 35,990.40 1,109.70 524,009.53
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS No.: Actividad: 11 Cono para pozo de alcantarillado MATERIALES Unidad Rendim. Unidad 260.000 Bolsa 3.636 3 M 0.375 Unidad 0.440 Pie 3.400 Lbs. 0.136 Unidad: Cantidad obra:
Ladrillo rafón rústico Cemento gris tipo portland Arena de río lavada Varilla de hierro corrug. 3/4"x30' Madera rústica de pino Clavos Subtotal en Materiales
P.U. Subtotal 2.50 650.00 115.45 419.78 369.00 287.00 15.18 9.08 138.38 126.28 51.61 1.23 1,387.28
Total 49,400.00 31,902.99 10,516.50 9,597.28 3,922.51 93.85 105,433.13
Albañil Subtotal en M.O. Calificada Peón Ayudante Subtotal en M.O. No Calificada
MANO DE OBRA Unidad Rendim. Jdr. 1.042
P.U. Subtotal 300.00 312.60 312.60 180.00 180.00 74.52 112.50 187.02
Total 23,757.60 23,757.60 5,663.52 8,550.00 14,213.52
0.414 0.625
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Unidad Rendim. P.U. Subtotal Herramienta menor % 4.000 376.90 15.08 Subtotal en Herramientas y Equipos 15.08 RESUMEN DE CONCEPTOS PRECIO UNITARIO DE MATERIALES PRECIO UNITARIO DE MANO DE OBRA PRECIO UNITARIO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS COSTO TOTAL DIRECTO DE LA ACTIVIDAD
Total 1,145.78 1,145.78
1,387.28 499.62 15.08 1,901.97
105,433.13 37,971.12 1,145.78 144,550.03
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS No.: Actividad: 12 Tapadera y casquete-pozo MATERIALES Unidad Rendim. Lbs. 0.239 Pie 5.980 Lbs. 0.706 Unidad 0.469 Unidad 1.471 3 M 0.116 M Bolsa
Unidad: Cantidad obra:
Clavos Madera rústica de pino Alambre de amarre Varilla de hierro lisa 1/4x30' Varilla de hierro corrug. 3/4"x30' Grava de río Arena de río lavada Cemento gris tipo portland Subtotal en Materiales
P.U. Subtotal 9.08 2.17 15.18 90.78 11.00 7.77 36.20 16.98 287.00 422.18 407.00 369.00 115.45 47.21 28.41 159.32 774.81
Total 164.93 6,899.01 590.22 1,290.31 32,085.45 3,588.11 2,159.39 12,108.40 58,885.81
0.077 1.380
MANO DE OBRA Unidad Rendim. Jdr. 0.750
P.U. Subtotal 300.00 225.00 225.00 180.00 180.00 135.00 135.00 270.00
Total 17,100.00 17,100.00 10,260.00 10,260.00 20,520.00
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Unidad Rendim. P.U. Subtotal Herramienta menor Hora 4.000 352.50 14.10 Subtotal en Herramientas y Equipos 14.10 RESUMEN DE CONCEPTOS PRECIO UNITARIO DE MATERIALES PRECIO UNITARIO DE MANO DE OBRA PRECIO UNITARIO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS COSTO TOTAL DIRECTO DE LA ACTIVIDAD
Total 1,071.60 1,071.60
774.81 495.00 14.10 1,283.91
58,885.81 37,620.00 1,071.60 97,577.41
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS No.: Actividad: 13 Base para pozo de alcantarillado MATERIALES Unidad Rendim. Lbs. 0.203 Lbs. 1.700 Unidad 3.973 Pie 5.070 3 M 0.447 M Bolsa
Clavos Alambre de amarre Varilla de hierro corrug. 3/8"x30' Madera rústica de pino Grava de río Arena de río lavada Cemento gris tipo portland Subtotal en Materiales
P.U. Subtotal 9.08 1.84 11.00 18.70 71.20 282.88 15.18 76.96 407.00 369.00 115.45 181.93 109.59 547.00 1,218.91
Total 140.09 1,421.20 21,498.70 5,849.16 13,826.60 8,329.07 41,572.16 92,636.97
0.297 4.738
Albañil Subtotal en M.O. Calificada Ayudante Subtotal en M.O. No Calificada
MANO DE OBRA Unidad Rendim. Jdr. 0.833
P.U. Subtotal 300.00 249.90 249.90 180.00 149.94 149.94
Total 18,992.40 18,992.40 11,395.44 11,395.44
1,218.91 399.84 0.00 1,618.75
92,636.97 30,387.84 0.00 123,024.81
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS No.: Actividad: 14 Media caña MATERIALES Unidad Rendim. Bolsa 0.482 3 M 0.080 Unidad: Cantidad obra:
Cemento gris tipo portland Arena de río lavada Subtotal en Materiales
P.U. Subtotal 115.45 55.65 369.00 29.52 85.17
Total 4,229.16 2,243.52 6,472.68
Albañil Subtotal en M.O. Calificada Peón Subtotal en M.O. No Calificada
MANO DE OBRA Unidad Rendim. Jdr. 0.568
P.U. Subtotal 300.00 170.40 170.40 180.00 102.24 102.24
Total 12,950.40 12,950.40 7,770.24 7,770.24
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Unidad Rendim. P.U. Subtotal Herramienta menor % 4.000 198.80 7.95 Subtotal en Herramientas y Equipos 7.95 RESUMEN DE CONCEPTOS PRECIO UNITARIO DE MATERIALES PRECIO UNITARIO DE MANO DE OBRA PRECIO UNITARIO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS COSTO TOTAL DIRECTO DE LA ACTIVIDAD
Total 604.35 604.35
85.17 272.64 7.95 365.76
6,472.68 20,720.64 604.35 27,797.68
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS No.: Actividad: 15 Pared para cilindros de pozos MATERIALES Unidad Rendim. Unidad 0.166 Unidad 408.000 Bolsa 5.877 3 M 0.628 Pie 3.400 Lbs. 0.136 Unidad: Cantidad obra:
Varilla de hierro corrug. 3/8"x30' Ladrillo rafón rústico Cemento gris tipo portland Arena de río lavada Madera rústica de pino Clavos Subtotal en Materiales
P.U. Subtotal 71.20 11.82 2.50 1,020.00 115.45 678.50 369.00 15.18 9.08 231.73 51.61 1.23 1,994.90
Total 236.38 20,400.00 13,569.99 4,634.64 1,032.24 24.70 39,897.95
P.U. Subtotal 300.00 312.60 312.60 180.00 180.00 96.30 112.50 208.80
Total 6,252.00 6,252.00 1,926.00 2,250.00 4,176.00
0.535 0.625
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Unidad Rendim. P.U. Subtotal Herramienta menor % 4.000 389.00 15.56 Subtotal en Herramientas y Equipos 15.56 RESUMEN DE CONCEPTOS PRECIO UNITARIO DE MATERIALES PRECIO UNITARIO DE MANO DE OBRA PRECIO UNITARIO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS COSTO TOTAL DIRECTO DE LA ACTIVIDAD
Total 311.20 311.20
1,994.90 521.40 15.56 2,531.86
39,897.95 10,428.00 311.20 50,637.15
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS No.: Actividad: 16 Repello y afinado interior de cilindro MATERIALES Unidad Rendim. M3 0.089 Bolsa 2.589 Unidad: Cantidad obra:
P.U. 369.00 115.45
Subtotal 32.84 298.90 331.74
Total 656.82 5,978.00 6,634.82
Arena de río lavada Cemento gris tipo portland Subtotal en Materiales
MANO DE OBRA Unidad Rendim. Jdr. 0.406
P.U. Subtotal 300.00 121.80 121.80 180.00 73.08 73.08
Total 2,436.00 2,436.00 1,461.60 1,461.60
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Unidad Rendim. P.U. Subtotal Herramienta menor % 4.000 150.22 6.01 Subtotal en Herramientas y Equipos 6.01 RESUMEN DE CONCEPTOS PRECIO UNITARIO DE MATERIALES PRECIO UNITARIO DE MANO DE OBRA PRECIO UNITARIO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS COSTO TOTAL DIRECTO DE LA ACTIVIDAD
Total 120.18 120.18
331.74 194.88 6.01 532.63
6,634.82 3,897.60 120.18 10,652.60
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS No.: Actividad: 17 Unidad: Repello y afinado interior de cono para pozo antidad obra: C MATERIALES Unidad Rendim. M3 0.061 Bolsa 1.764
Subtotal 22.51 203.65 226.16
Total 1,710.68 15,477.69 17,188.37
MANO DE OBRA Unidad Rendim. Jdr. 0.312
P.U. Subtotal 300.00 93.60 93.60 180.00 56.16 56.16
Total 7,113.60 7,113.60 4,268.16 4,268.16
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Unidad Rendim. P.U. Subtotal Herramienta menor % 4.000 115.44 4.62 Subtotal en Herramientas y Equipos 4.62 RESUMEN DE CONCEPTOS PRECIO UNITARIO DE MATERIALES PRECIO UNITARIO DE MANO DE OBRA PRECIO UNITARIO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS COSTO TOTAL DIRECTO DE LA ACTIVIDAD
Total 350.94 350.94
226.16 149.76 4.62 380.54
17,188.37 11,381.76 350.94 28,921.07
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS No.: Actividad: 18 Repello exterior de cilindro MATERIALES Unidad Rendim. Bolsa 1.327 3 M 0.142 Unidad: Cantidad obra:
P.U. Subtotal 115.45 153.20 369.00 52.40 205.60
Total 3,064.04 1,047.96 4,112.00
MANO DE OBRA Unidad Rendim. Jdr. 0.307
P.U. Subtotal 300.00 92.10 92.10 180.00 55.26 55.26
Total 1,842.00 1,842.00 1,105.20 1,105.20
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Unidad Rendim. P.U. Subtotal Herramienta menor Hora 4.000 113.59 4.54 Subtotal en Herramientas y Equipos 4.54 RESUMEN DE CONCEPTOS PRECIO UNITARIO DE MATERIALES PRECIO UNITARIO DE MANO DE OBRA PRECIO UNITARIO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS COSTO TOTAL DIRECTO DE LA ACTIVIDAD
Total 90.87 90.87
205.60 147.36 4.54 357.50
4,112.00 2,947.20 90.87 7,150.08
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS No.: Actividad: 19 Repello exterior de cono MATERIALES Unidad Rendim. Bolsa 0.958 3 M 0.102 Unidad: Cantidad obra:
P.U. Subtotal 115.45 110.60 369.00 37.64 148.24
Total 8,405.68 2,860.49 11,266.17
MANO DE OBRA Unidad Rendim. Jdr. 0.275
P.U. Subtotal 300.00 82.50 82.50 180.00 49.50 49.50
Total 6,270.00 6,270.00 3,762.00 3,762.00
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Unidad Rendim. P.U. Subtotal Herramienta menor % 4.000 101.75 4.07 Subtotal en Herramientas y Equipos 4.07 RESUMEN DE CONCEPTOS PRECIO UNITARIO DE MATERIALES PRECIO UNITARIO DE MANO DE OBRA PRECIO UNITARIO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS COSTO TOTAL DIRECTO DE LA ACTIVIDAD
Total 309.32 309.32
148.24 132.00 4.07 284.31
11,266.17 10,032.00 309.32 21,607.49
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS No.: Actividad: 20 Prueba hidrostatica MANO DE OBRA Unidad Rendim. Jdr. 0.010 Unidad: Cantidad obra:
P.U. Subtotal 300.00 3.00 3.00 225.00 2.25 2.25
Total 8,831.28 8,831.28 6,623.46 6,623.46
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Unidad Rendim. P.U. Subtotal Herramienta menor % 4.000 3.50 0.14 Subtotal en Herramientas y Equipos 0.14 RESUMEN DE CONCEPTOS PRECIO UNITARIO DE MATERIALES PRECIO UNITARIO DE MANO DE OBRA PRECIO UNITARIO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS COSTO TOTAL DIRECTO DE LA ACTIVIDAD
Total 412.13 412.13
0.00 5.25 0.14 5.39
0.00 15,454.74 412.13 15,866.87
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS No.: Actividad: 21 Caja de conexión domiciliaria MATERIALES Unidad Rendim. Pie 0.365 Lbs. 0.022 Lbs. 0.110 Unidad 0.160 Unidad 22.000 M3 0.022 M Bolsa
Madera rústica de pino Clavos Alambre de amarre Varilla de hierro corrug. 3/8"x30' Ladrillo rafón rústico Grava de río Arena de río lavada Cemento gris tipo portland Subtotal en Materiales
P.U. Subtotal 15.18 5.54 9.08 0.20 11.00 1.21 71.20 11.39 2.50 55.00 407.00 369.00 115.45 8.95 27.68 118.91 228.88
Total 1,806.27 65.12 394.46 3,713.79 17,930.00 2,919.00 9,022.05 38,765.80 74,616.50
0.075 1.030
MANO DE OBRA Unidad Rendim. Jdr. 0.440
P.U. Subtotal 300.00 132.00 132.00 225.00 225.00 225.00
Total 43,032.00 43,032.00 73,350.00 73,350.00
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Unidad Rendim. P.U. Subtotal Herramienta menor % 4.000 210.00 8.40 Subtotal en Herramientas y Equipos 8.40 RESUMEN DE CONCEPTOS PRECIO UNITARIO DE MATERIALES PRECIO UNITARIO DE MANO DE OBRA PRECIO UNITARIO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS COSTO TOTAL DIRECTO DE LA ACTIVIDAD
Total 2,738.40 2,738.40
228.88 357.00 8.40 594.28
74,616.50 116,382.00 2,738.40 193,736.90
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS No.: Actividad: 22 Unidad: Dados de concreto 40x40x50 (150 Kg./Cm2) Cantidad obra: MATERIALES Unidad Rendim. Bolsa 0.585 3 M 0.043 M Unidad
Cemento gris tipo portland Arena de río lavada Grava de río Varilla de hierro corrug. 3/8"x30' Subtotal en Materiales
P.U. Subtotal 115.45 67.54 369.00 407.00 71.20 15.87 21.16 14.24 118.81
Total 540.31 126.94 169.31 113.92 950.47
0.052 0.200
MANO DE OBRA Unidad Rendim. Jdr. 0.203
P.U. Subtotal 300.00 60.90 60.90 180.00 36.54 36.54
Total 487.20 487.20 292.32 292.32
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Unidad Rendim. P.U. Subtotal Herramienta menor Hora 4.000 75.11 3.00 Subtotal en Herramientas y Equipos 3.00 RESUMEN DE CONCEPTOS PRECIO UNITARIO DE MATERIALES PRECIO UNITARIO DE MANO DE OBRA PRECIO UNITARIO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS COSTO TOTAL DIRECTO DE LA ACTIVIDAD
Total 24.04 24.04
118.81 97.44 3.00 219.25
950.47 779.52 24.04 1,754.03
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS No.: Actividad: 23 Castillo 15x15 (150 Kg./Cm2) MATERIALES Unidad Rendim. Bolsa 0.168 3 M 0.015 Unidad 0.473 Unidad 0.272 Lbs. 0.235 Lbs. 0.048 Pie 1.206 3 M 0.012 Unidad: Cantidad obra:
Cemento gris tipo portland Grava de río Varilla de hierro corrug. 3/8"x30' Varilla de hierro lisa 1/4x30' Alambre de amarre Clavos Madera rústica de pino Arena de río lavada Subtotal en Materiales
P.U. Subtotal 115.45 19.40 407.00 71.20 36.20 11.00 9.08 15.18 369.00 6.11 33.68 9.85 2.59 0.44 18.31 4.43 94.78
Total 193.96 61.05 336.78 98.46 25.85 4.36 183.07 44.28 947.81
MANO DE OBRA Unidad Rendim. Jdr. 0.160
P.U. Subtotal 300.00 48.00 48.00 180.00 45.00 45.00
Total 480.00 480.00 450.00 450.00
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Unidad Rendim. P.U. Subtotal Herramienta menor % 4.000 65.00 2.60 Subtotal en Herramientas y Equipos 2.60 RESUMEN DE CONCEPTOS PRECIO UNITARIO DE MATERIALES PRECIO UNITARIO DE MANO DE OBRA PRECIO UNITARIO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS COSTO TOTAL DIRECTO DE LA ACTIVIDAD
Total 26.00 26.00
94.78 93.00 2.60 190.38
947.81 930.00 26.00 1,903.81
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS No.: Actividad: 24 Capa de concreto 150 Kg./Cm2 MATERIALES Unidad Rendim. Pie 1.110 Lbs. 0.001 3 M 0.026 M Bolsa
Madera rústica de pino Clavos Grava de río Arena de río lavada Cemento gris tipo portland Subtotal en Materiales
P.U. Subtotal 15.18 16.85 9.08 0.01 407.00 369.00 115.45 10.58 4.80 24.94 57.18
Total 29,760.96 16.04 18,690.46 8,472.70 44,045.33 100,985.49
MANO DE OBRA Unidad Rendim. Jdr. 0.150
P.U. Subtotal 300.00 45.00 45.00 180.00 41.40 41.40
Total 79,481.25 79,481.25 73,122.75 73,122.75
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Unidad Rendim. P.U. Subtotal Herramienta menor % 4.000 60.50 2.42 Subtotal en Herramientas y Equipos 2.42 RESUMEN DE CONCEPTOS PRECIO UNITARIO DE MATERIALES PRECIO UNITARIO DE MANO DE OBRA PRECIO UNITARIO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS COSTO TOTAL DIRECTO DE LA ACTIVIDAD
Total 4,274.33 4,274.33
57.18 86.40 2.42 146.00
100,985.49 152,604.00 4,274.33 257,863.81
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS No.: Actividad: 25 Excavación y botado de material no clas. MANO DE OBRA Unidad Rendim. Jdr. 0.002 Jdr. 0.001 Unidad: Cantidad obra:
Capataz Topografo Subtotal en M.O. Calificada Cadenero Peón Subtotal en M.O. No Calificada
P.U. Subtotal 300.00 0.60 350.00 0.35 0.95 225.00 180.00 0.23 0.54 0.77
Total 5,034.16 2,936.59 7,970.76 1,887.81 4,530.75 6,418.56
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Unidad Rendim. P.U. Subtotal Tanque de agua 1,500 Gl. Hora 0.010 600.00 6.00 Volqueta Hora 0.022 60.00 1.32 Compactadora autopropulsada 6 t. Hora 0.003 500.00 1.50 Tractor D6 Hora 0.025 700.00 17.50 Herramienta menor % 4.000 1.25 0.05 Subtotal en Herramientas y Equipos 26.37 RESUMEN DE CONCEPTOS PRECIO UNITARIO DE MATERIALES PRECIO UNITARIO DE MANO DE OBRA PRECIO UNITARIO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS COSTO TOTAL DIRECTO DE LA ACTIVIDAD
Total 50,341.62 11,075.16 12,585.41 146,829.73 419.51 221,251.42
0.00 1.72 26.37 28.09
0.00 14,389.31 221,251.42 235,640.73
Alcantarillado Sanitario Municipio de Soledad, El Paraíso Plan de Servicio Capacidad de Servicio
Considerando que esta zona es de interés social, es decir, comunidades en desarrollo se utilizará el material siguiente:  Tubería PVC RD-41, de 8 y 6 pulgadas de diámetro en la red colectora.  TuberíaPVC RD-41, de 4 pulgadas de diámetro en las acometidas domiciliarias.
Asimismo, se consideran los aspectos siguientes:  El diseño hidráulico del sistema se orientará para que funcione como escurrimiento libre (por gravedad), evitando situaciones de flujo crítico.  La velocidad máxima será de 3 metros/segundo (10 pies/segundo)  La velocidad mínima será de 0.60 metros/segundo (2 pies/segundo)  La Tubería empleada tendrá en general una forma circular  El diámetro mínimo será de 200 mm (8”) y las acometidas domiciliarias serán de 100 mm (4”) con sus respectivas cajas de registro individuales.  Los tipos de tubería serán: Tubería de PVC SDR-41(Cuando cumplan con las normas mínimas de resistencia) y concreto reforzado en casos especiales.
 La pendiente no será menor de 0.5%, ni mayor de 15% en las tuberías del sistema. Cuando el terreno no permita pendientes menos de 15% se
deberán usar anclajes cada 10 metros. Para las acometidas domiciliarias la pendiente mínima será de 2%.  La tubería de alcantarillado sanitario irá por en medio de la calle y separada de la tubería de agua potable.  El caudal de diseño para un tramo de alcantarillado será el correspondiente al acumulado hasta el pozo de inspección inferior y, estará formado por descargas de aguas residuales domésticas, comerciales e institucionales previamente tratadas.  La Red de Alcantarillado Sanitario constará de 76 pozos de inspección conectados por tubos de PVC y la altura máxima no será mayor de 4.5 metros ni menor de 1.50 metros.
Alcantarillado Sanitario Municipio de Soledad, El Paraíso X.
ESTUDIO TÉCNICO FINANCIERO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Objetivo general: Determinar la viabilidad del proyecto mediante la realización del Estudio TécnicoFinanciero.
Determinar el monto de inversión inicial, estableciendo el aporte comunitario y el valor recibido en concepto de donación o inversión por parte de la Alcaldía Municipal o el Gobierno Central.
Calcular la depreciación de los activos de acuerdo a la legislación vigente.
Proyectar los principales estados financieros de forma mensual para el primer año y de forma anual para los primeros y últimos cinco años de la vida útil del proyecto.(Estados Financieros Presupuestados anuales: Anexo)   
Estado de Ingresos y Egresos Flujo de efectivo Balance General
Calcular el Valor Actual Neto de los Flujos de Efectivo
Calcular la Tasa Interna de Retorno como indicador de rentabilidad del proyecto, en caso de que decidiéramos invertir el efectivo en bonos de gobierno y no invertirlo en la ejecución del proyecto.
Alcantarillado Sanitario Municipio de Soledad, El Paraíso Bases y Supuestos para el Estudio Financiero
1. La obra civil tendrá una vida útil estimada de 20 años, y se depreciará por el método de línea recta, sin valor de rescate.
2. Se consideran imprevistos por L354,160.20, equivalentes al 10% de la inversión total en materiales, mano de obra, herramientas y equipo.
3. El costo por pegue inicial (instalación de conexión domiciliaria) será L2,500.00 con un aumento anual proyectado del 5%.
4. Se consideran ingresos por pago de cuota por servicios de alcantarillado a la Municipalidad de Soledad de L97,800.00 para el primer año, con incrementos de 5% anual hasta el año veinte.
5. El cálculo del incremento de los costos de mantenimiento será en base a un 8%, que es la tasa de inflación interanual más constante en los últimos años (a enero de 2010 la tasa interanual es de 3.6%, debido a la situación política del país durante los últimos meses, es por esto que no se utilizó esta tasa).
6. Se considerará un crecimiento sostenido del 1% anual en el número de abonados.
7. Para la valuación de la sostenibilidad del proyecto de Alcantarillado Sanitario de la cabecera del Municipio de Soledad, se realizaron proyecciones por 20 años.
8. Para el cálculo del Valor Actual Neto de los flujos de efectivo se tomó como tasa de referencia la adjudicada por el Banco Central de Honduras, conocida como Tasa Líder o Tasa Cero Riesgos, la cual es de un 4.5%.
9. El sensibilizado del proyecto se hizo disminuyendo los ingresos en un 5% y un segundo sensibilizado aumentando los costos de mantenimiento en un 5%.
Otras consideraciones:  El costo de los materiales se plantean según cotizaciones hechas en diferentes compañías ferreteras, sin embargo, los costos establecidos en el plan de inversión no incluyen el Impuesto Sobre Ventas, debido a que las alcaldías municipales están exentas del pago de dicho impuesto, esto permite un ahorro en costo equivalente a L250, 623.60 si se estableciera con el contratista que la alcaldía se haría cargo de las compras de materiales.  Los costos por diseño y supervisión son de un 40% de la inversión total, exceptuando los L354,160.20 atribuidos a imprevistos, este porcentaje se determinó en base a cotizaciones hechas a firmas de ingeniería y representa el rendimiento que espera generar la compañía que se adjudique la ejecución de dicha obra, esto equivale a L1,416,640.79.  El cálculo de los imprevistos que representa un valor de L354,160.20, equivalente al 10% de la inversión total, fue establecido en base a consultas hechas a ingenieros y firmas de ingeniería, se exceptúa para este cálculo el
valor a pagar por costos de diseño y supervisión, mencionados anteriormente.
Detalle Equipo de topografía Retroexcavadora 135 HP Compactadora Cargadora 920 Volqueta Tanque de agua 1,500 GL Tractor D6 Sub-total en: Herramienta y equipo Herramienta menor Sub-total en: Herramienta menor Madera rústica de pino Clavos Material selecto Tubo de PVC 8" x 20' DR-50 Tubo de PVC 6" x 20' DR-50 Tubo de PVC de 4"x20' RD-41 Tubo de PVC de 6"x20' RD-41 Lija de agua No. 280 Pegamento para PVC Yee PVC de 8"x8"x6" Ladrillo rafón rústico Cemento gris tipo portland Arena de río lavada Varilla de hierro corrug. 3/4"x30' Varilla de hierro corrug. 3/8"x30' Varilla de hierro lisa 1/4x30' Alambre de amarre Grava de río Administración delegada (Imprevistos) Sub-total en: Materiales Albañil Fontanero Topógrafo Carpintero Capataz Sub-total en: Mano de obra calificada Ayudante Cadenero Peón Operador de equipo Sub-total en: Mano de obra no calificada Costo de diseño y supervisión Sub-total en: Costo de diseño y superv. Total Inversión Unidad Jdr Hora Hora Hora 3 M Hora Hora % Pie Lbs. 3 M Und. Und. Und. Und. Und. Gln. Und. Und. Bolsa 3 M Und. Und. Und. Lbs. 3 M % Jdr Jdr Jdr Jdr Jdr Jdr Jdr Jdr Jdr % 35768.00 968.00 624.50 266.00 227.00 163.00 271.00 32.00 10.00 326.00 35100.00 1900.00 138.00 146.00 364.00 40.00 222.00 102.00 10.00 790.00 250.00 12.00 20.00 57.00 790.00 18.00 1385.00 62.00 40.00 15.18 9.08 218.75 1,458.97 831.60 378.00 899.00 4.50 1,124.11 535.71 2.50 115.45 369.00 287.00 71.20 36.20 11.00 407.00 Cantidad Obra 2.10 294.00 129.00 19.00 925.00 84.00 210.00 Precio Unitario 1,000.00 750.00 500.00 600.00 60.00 600.00 700.00 Inversión Total 2,100.00 220,500.00 64,500.00 11,400.00 55,500.00 50,400.00 147,000.00 551,400.00 14,976.35 14,976.35 542,958.24 8,789.44 136,609.38 388,086.02 188,773.20 61,614.00 243,629.00 144.00 11,241.10 174,641.46 87,750.00 219,355.00 50,922.00 41,902.00 25,916.80 1,448.00 2,442.00 41,514.00 354,160.20 2581,895.83 237,000.00 75,000.00 4,200.00 5,000.00 17,100.00 338,300.00 142,200.00 4,050.00 249,300.00 13,640.00 409,190.00 1416,640.79 1416,640.79 5312,402.98
300.00 300.00 350.00 250.00 300.00 180.00 225.00 180.00 220.00
Depreciación de obra civil Proyecto de Alcantarillado Sanitario Municipio de Soledad, El Paraíso (Expresado en miles de Lempiras)
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Depreciación Anual 265,620.15 265,620.15 265,620.15 265,620.15 265,620.15 265,620.15 265,620.15 265,620.15 265,620.15 265,620.15 265,620.15 265,620.15 265,620.15 265,620.15 265,620.15 265,620.15 265,620.15 265,620.15 265,620.15 265,620.15 Depreciación Acumulada 265,620.15 531,240.30 796,860.45 1062,480.60 1328,100.74 1593,720.89 1859,341.04 2124,961.19 2390,581.34 2656,201.49 2921,821.64 3187,441.79 3453,061.94 3718,682.08 3984,302.23 4249,922.38 4515,542.53 4781,162.68 5046,782.83 5312,402.98 Saldo 5312,402.98 5046,782.83 4781,162.68 4515,542.53 4249,922.38 3984,302.23 3718,682.08 3453,061.94 3187,441.79 2921,821.64 2656,201.49 2390,581.34 2124,961.19 1859,341.04 1593,720.89 1328,100.74 1062,480.60 796,860.45 531,240.30 265,620.15 0.00
 Estado de Ingresos y Egresos (Mensual)
Detalle Ingreso Cuota Mensual Derecho de Conexión Ingresos Netos Gastos de Operación Mantenimiento y Reparaciones Depreciaciones Resultado del Período
Estado de Ingresos y Egresos Presupuestado Proyecto de Alcantarillado Sanitario Municipio de Soledad, El Paraíso (Expresado en Lempiras) Meses 3 4 5 6 7 8
Consolidado 97,800.00 815,000.00 912,800.00 271,620.15 6,000.00 265,620.15 641,179.85
8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 815,000.00 823,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 22,635.01 22,635.01 22,635.01 22,635.01 22,635.01 22,635.01 22,635.01 22,635.01 22,635.01 22,635.01 22,635.01 22,635.01 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 22,135.01 22,135.01 22,135.01 22,135.01 22,135.01 22,135.01 22,135.01 22,135.01 22,135.01 22,135.01 22,135.01 22,135.01 800,514.99 -14,485.01 -14,485.01 -14,485.01 -14,485.01 -14,485.01 -14,485.01 -14,485.01 -14,485.01 -14,485.01 -14,485.01 -14,485.01
 Estado de flujos de efectivo (Mensual)
Detalle Flujo de Efectivo Proveniente por Actividades de Operación Ingresos por Cuota Mensual Ingresos por Derechos de Conexión Gastos de Operación Flujo Neto Proveniente de Actividades de Operación Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Inversión Obra Civil Flujo Neto Proveniente de Actividades de Inversión Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financiación Donaciones Flujo Neto Proveniente de Actividades de Financiación Saldo Inicial de Caja Flujo Total Neto
1 8,150.00 815,000.00 -500.00 822,650.00
Estado de Flujo de Efectivo Presupuestado Proyecto de Alcantarillado Sanitario Municipio de Soledad, El Paraíso (Expresado en Lempiras) Meses 2 3 4 5 6 7 8,150.00 -500.00 7,650.00 8,150.00 -500.00 7,650.00 8,150.00 -500.00 7,650.00 8,150.00 -500.00 7,650.00 8,150.00 -500.00 7,650.00 8,150.00 -500.00 7,650.00
8 8,150.00 -500.00 7,650.00
9 8,150.00 -500.00 7,650.00
10 8,150.00 -500.00 7,650.00
11 8,150.00 -500.00 7,650.00
12 8,150.00
97,800.00 815,000.00 -500.00 -6,000.00 7,650.00 906,800.00
- 822,650.00 830,300.00 837,950.00 845,600.00 853,250.00 860,900.00 868,550.00 876,200.00 883,850.00 891,500.00 899,150.00 822,650.00 830,300.00 837,950.00 845,600.00 853,250.00 860,900.00 868,550.00 876,200.00 883,850.00 891,500.00 899,150.00 906,800.00 906,800.00
 Estado de Situación Financiera (Mensual)
Detalle Activos Activos Corrientes Efectivo y/o Equivalentes de Efectivo Total Activos Corrientes Activos no Corrientes Obra Civil Depreciación acumulada Total Activos no Corrientes Total Activos Capital Capital Social Resultado del Período Resultado del Período Acumulado
Balance General Presupuestado Proyecto de Alcantarillado Sanitario Municipio de Soledad, El Paraíso (Expresado en Lempiras) Meses 4 5 6 7 8
822,650.00 822,650.00
830,300.00 830,300.00
837,950.00 837,950.00
845,600.00 845,600.00
853,250.00 853,250.00
860,900.00 860,900.00
868,550.00 868,550.00
876,200.00 876,200.00
883,850.00 883,850.00
891,500.00 891,500.00
899,150.00 899,150.00
906,800.00 906,800.00
5312,402.98 5312,402.98 5312,402.98 5312,402.98 5312,402.98 5312,402.98 5312,402.98 5312,402.98 5312,402.98 5312,402.98 5312,402.98 5312,402.98 5312,402.98 -22,135.01 -44,270.02 -66,405.04 -88,540.05 -110,675.06 -132,810.07 -154,945.09 -177,080.10 -199,215.11 -221,350.12 -243,485.14 -265,620.15 -265,620.15 5290,267.97 5268,132.95 5245,997.94 5223,862.93 5201,727.92 5179,592.90 5157,457.89 5135,322.88 5113,187.87 5091,052.85 5068,917.84 5046,782.83 5046,782.83 6112,917.97 6098,432.95 6083,947.94 6069,462.93 6054,977.92 6040,492.90 6026,007.89 6011,522.88 5997,037.87 5982,552.85 5968,067.84 5953,582.83 5953,582.83 6112,917.97 6098,432.95 6083,947.94 6069,462.93 6054,977.92 6040,492.90 6026,007.89 6011,522.88 5997,037.87 5982,552.85 5968,067.84 5953,582.83 5953,582.83 5312,402.98 5312,402.98 5312,402.98 5312,402.98 5312,402.98 5312,402.98 5312,402.98 5312,402.98 5312,402.98 5312,402.98 5312,402.98 5312,402.98 5312,402.98 800,514.99 -14,485.01 -14,485.01 -14,485.01 -14,485.01 -14,485.01 -14,485.01 -14,485.01 -14,485.01 -14,485.01 -14,485.01 -14,485.01 641,179.85 800,514.99 786,029.98 771,544.96 757,059.95 742,574.94 728,089.93 713,604.91 699,119.90 684,634.89 670,149.88 655,664.86
 Estado de Ingresos y Egresos (Primeros 5 años y últimos 5 años)
Estado de Ingresos y Egresos Presupuestado Proyecto de Alcantarillado Sanitario Municipio de Soledad, El Paraíso (Expresados en Lempiras)
Detalle Ingreso Cuota Mensual Derecho de Conexión Ingresos Netos Gastos de Operación Mantenimiento y Reparaciones Depreciaciones Resultado del Periodo 1 2 3 4 5 16 236,047.25 19,475.85 255,523.10 284,653.16 19,033.01 265,620.15 -29,130.07 17 250,328.11 20,654.13 270,982.24 286,175.80 20,555.66 265,620.15 -15,193.56 18 265,472.96 21,903.71 287,376.67 287,820.26 22,200.11 265,620.15 -443.59 19 281,534.07 23,228.88 304,762.96 289,596.27 23,976.12 265,620.15 15,166.69 20 298,566.89 24,634.23 323,201.12 291,514.36 25,894.21 265,620.15 31,686.76
97,800.00 103,716.90 109,991.77 116,646.27 123,703.37 815,000.00 8,557.50 9,075.23 9,624.28 10,206.55 912,800.00 112,274.40 119,067.00 126,270.55 133,909.92 271,620.15 272,100.15 272,618.55 273,178.42 273,783.08 6,000.00 6,480.00 6,998.40 7,558.27 8,162.93 265,620.15 265,620.15 265,620.15 265,620.15 265,620.15 641,179.85 -159,825.75 -153,551.55 -146,907.87 -139,873.16
 Estado de flujos de efectivo (Primeros 5 años y últimos 5 años)
Flujo de Efectivo Presupuestado Proyecto de Alcantarillado Sanitario Municipio de Soledad, El Paraíso (Expresados en Lempiras)
Detalle Flujo de Efectivo Proveniente por Actividades de Operación Ingresos por Cuota Mensual Ingresos por Derechos de Conexión Gastos de Operación Flujo Neto Proveniente de Actividades de Operación Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Inversion Obra Civil Flujo Neto Proveniente de Actividades de Inversion 1 2 3 4 5 16 17 18 19 20
97,800.00 103,716.90 109,991.77 116,646.27 123,703.37 236,047.25 250,328.11 265,472.96 281,534.07 298,566.89 815,000.00 8,557.50 9,075.23 9,624.28 10,206.55 19,475.85 20,654.13 21,903.71 23,228.88 24,634.23 -6,000.00 -6,480.00 -6,998.40 -7,558.27 -8,162.93 -19,033.01 -20,555.66 -22,200.11 -23,976.12 -25,894.21 906,800.00 105,794.40 112,068.60 118,712.28 125,746.99 236,490.08 250,426.59 265,176.56 280,786.84 297,306.91
-5312,402.98 -5312,402.98
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financiación Donanciones 5312,402.98 Flujo Neto Proveniente de Actividades de Financiación 5312,402.98 Saldo Inicial de Caja Flujo Total Neto 906,800.00 1012,594.40 1124,663.00 1243,375.28 3117,634.38 3354,124.46 3604,551.05 3869,727.61 4150,514.45 906,800.00 1012,594.40 1124,663.00 1243,375.28 1369,122.27 3354,124.46 3604,551.05 3869,727.61 4150,514.45 4447,821.36
 Estado de Situación Financiera (Primeros 5 años y últimos 5 años)
Balance General Presupuestado Proyecto de Alcantarillado Sanitario Municipio de Soledad, El Paraíso (Expresados en Lempiras)
Detalle Activos Activos Corrientes Efectivo y/o Equivalentes de Efectivo Total Activos Corrientes Activos no Corrientes Obra Civil Depreciacion acumulada Total Activos no Corrientes Total Activos Capital Capital Social Resultado del Periodo Resultado del Periodo Acumulado 1 2 3 4 5 16 17 18 19 20
906,800.00 1012,594.40 1124,663.00 906,800.00 1012,594.40 1124,663.00 5312,402.98 -265,620.15 5046,782.83 5953,582.83 5953,582.83 5312,402.98 641,179.85 5312,402.98 -531,240.30 4781,162.68 5793,757.08 5793,757.08 5312,402.98 -159,825.75 641,179.85
1243,375.28 1369,122.27 1243,375.28 1369,122.27
3354,124.46 3354,124.46
3604,551.05 3604,551.05
3869,727.61 4150,514.45 4447,821.36 3869,727.61 4150,514.45 4447,821.36
5312,402.98 5312,402.98 5312,402.98 5312,402.98 5312,402.98 5312,402.98 5312,402.98 5312,402.98 -796,860.45 -1062,480.60 -1328,100.74 -4249,922.38 -4515,542.53 -4781,162.68 -5046,782.83 -5312,402.98 4515,542.53 4249,922.38 3984,302.23 1062,480.60 796,860.45 531,240.30 265,620.15 5640,205.53 5493,297.67 5353,424.51 4416,605.05 4401,411.49 4400,967.91 4416,134.60 4447,821.36 5640,205.53 5493,297.67 5353,424.51 4416,605.05 4401,411.49 4400,967.91 4416,134.60 4447,821.36 5312,402.98 5312,402.98 5312,402.98 5312,402.98 5312,402.98 5312,402.98 5312,402.98 5312,402.98 -153,551.55 -146,907.87 -139,873.16 -29,130.07 -15,193.56 -443.59 15,166.69 31,686.76 481,354.10 327,802.55 180,894.69 -866,667.86 -895,797.92 -910,991.48 -911,435.07 -896,268.38
 VAN y TIR
Cálculo de VAN y TIR Proyecto de Alcantarillado Sanitario Municipio de Soledad, El Paraíso (Expresado en Lempiras) Detalle Resultados del Período Depreciaciones Flujo Operativo TREMA TREMA Acumulada Flujo de Caja Descontado Flujo de Caja Descontado Acumulado Inversión VAN TIR -5312,402.98 4.5% 1 265,620.15 906,800.00 1.045 1.045000 867,751.20 867,751.20 2 265,620.15 105,794.40 1.045 1.092025 96,879.10 3 265,620.15 112,068.60 1.045 1.141166 98,205.33 4 265,620.15 118,712.28 1.045 1.192519 99,547.53 5 265,620.15 125,746.99 1.045 1.246182 100,905.80 16 -29,130.07 265,620.15 236,490.08 1.045 2.022370 116,937.09 17 -15,193.56 265,620.15 250,426.59 1.045 2.113377 118,495.95 18 -443.59 265,620.15 265,176.56 1.045 2.208479 120,072.05 19 15,166.69 265,620.15 280,786.84 1.045 2.307860 121,665.44 20 31,686.76 265,620.15 297,306.91 1.045 2.411714 123,276.19 2951,110.19 -5312,402.98 -2361,292.79 -1.65% 641,179.85 -159,825.75 -153,551.55 -146,907.87 -139,873.16
964,630.30 1062,835.63 1162,383.16 1263,288.97 2467,600.57 2586,096.51 2706,168.56 2827,834.00
ANÁLISIS SENSIBILIZADO DE INGRESOS
Consolidado 93,144.72 776,189.70 869,334.42 271,620.15 6,000.00 265,620.15 597,714.27
7,762.06 7,762.06 7,762.06 7,762.06 7,762.06 7,762.06 7,762.06 7,762.06 7,762.06 7,762.06 7,762.06 7,762.06 776,189.70 783,951.76 7,762.06 7,762.06 7,762.06 7,762.06 7,762.06 7,762.06 7,762.06 7,762.06 7,762.06 7,762.06 7,762.06 22,635.01 22,635.01 22,635.01 22,635.01 22,635.01 22,635.01 22,635.01 22,635.01 22,635.01 22,635.01 22,635.01 22,635.01 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 22,135.01 22,135.01 22,135.01 22,135.01 22,135.01 22,135.01 22,135.01 22,135.01 22,135.01 22,135.01 22,135.01 22,135.01 761,316.75 -14,872.95 -14,872.95 -14,872.95 -14,872.95 -14,872.95 -14,872.95 -14,872.95 -14,872.95 -14,872.95 -14,872.95 -14,872.95
1 7,762.06 776,189.70 -500.00 783,451.76
Estado de Flujo de Efectivo Presupuestado Proyecto de Alcantarillado Sanitario Municipio de Soledad, El Paraíso (Expresado en Lempiras) Meses 2 3 4 5 6 7 7,762.06 -500.00 7,262.06 7,762.06 -500.00 7,262.06 7,762.06 -500.00 7,262.06 7,762.06 -500.00 7,262.06 7,762.06 -500.00 7,262.06 7,762.06 -500.00 7,262.06
8 7,762.06 -500.00 7,262.06
9 7,762.06 -500.00 7,262.06
10 7,762.06 -500.00 7,262.06
11 7,762.06 -500.00 7,262.06
12 7,762.06
93,144.72 776,189.70 -500.00 -6,000.00 7,262.06 863,334.42
- 783,451.76 790,713.82 797,975.88 805,237.94 812,500.00 819,762.06 827,024.12 834,286.18 841,548.24 848,810.30 856,072.36 783,451.76 790,713.82 797,975.88 805,237.94 812,500.00 819,762.06 827,024.12 834,286.18 841,548.24 848,810.30 856,072.36 863,334.42 863,334.42
783,451.76 783,451.76 5312,402.98 -22,135.01 5290,267.97 6073,719.73 6073,719.73 5312,402.98 761,316.75
790,713.82 790,713.82 5312,402.98 -44,270.02 5268,132.95 6058,846.77 6058,846.77 5312,402.98 -14,872.95 761,316.75
797,975.88 797,975.88 5312,402.98 -66,405.04 5245,997.94 6043,973.82 6043,973.82 5312,402.98 -14,872.95 746,443.80
805,237.94 805,237.94 5312,402.98 -88,540.05 5223,862.93 6029,100.87 6029,100.87 5312,402.98 -14,872.95 731,570.84
812,500.00 812,500.00 5312,402.98 -110,675.06 5201,727.92 6014,227.92 6014,227.92 5312,402.98 -14,872.95 716,697.89
819,762.06 819,762.06 5312,402.98 -132,810.07 5179,592.90 5999,354.96 5999,354.96 5312,402.98 -14,872.95 701,824.94
827,024.12 827,024.12 5312,402.98 -154,945.09 5157,457.89 5984,482.01 5984,482.01 5312,402.98 -14,872.95 686,951.99
834,286.18 834,286.18 5312,402.98 -177,080.10 5135,322.88 5969,609.06 5969,609.06 5312,402.98 -14,872.95 672,079.03
841,548.24 841,548.24 5312,402.98 -199,215.11 5113,187.87 5954,736.11 5954,736.11 5312,402.98 -14,872.95 657,206.08
848,810.30 848,810.30 5312,402.98 -221,350.12 5091,052.85 5939,863.15 5939,863.15 5312,402.98 -14,872.95 642,333.13
856,072.36 856,072.36 5312,402.98 -243,485.14 5068,917.84 5924,990.20 5924,990.20 5312,402.98 -14,872.95 627,460.18
863,334.42 863,334.42 5312,402.98 -265,620.15 5046,782.83 5910,117.25 5910,117.25 5312,402.98 -14,872.95 612,587.22
863,334.42 863,334.42 5312,402.98 -265,620.15 5046,782.83 5910,117.25 5910,117.25 5312,402.98 597,714.27
Detalle Ingreso Cuota Mensual Derecho de Conexión Ingresos Netos Gastos de Operación Mantenimiento y Reparaciones Depreciaciones Resultado del Periodo 1 93,144.72 776,189.70 869,334.42 271,620.15 6,000.00 265,620.15 597,714.27 2 98,779.98 8,149.99 106,929.97 272,100.15 6,480.00 265,620.15 -165,170.18 3 4 5 16 224,811.40 18,548.41 243,359.81 284,653.16 19,033.01 265,620.15 -41,293.36 17 238,412.49 19,670.58 258,083.08 286,175.80 20,555.66 265,620.15 -28,092.73 18 252,836.45 20,860.65 273,697.10 287,820.26 22,200.11 265,620.15 -14,123.15 19 268,133.05 22,122.72 290,255.78 289,596.27 23,976.12 265,620.15 659.51 20 284,355.10 23,461.15 307,816.25 291,514.36 25,894.21 265,620.15 16,301.90
104,756.16 111,093.91 117,815.09 8,643.07 9,165.97 9,720.51 113,399.23 120,259.88 127,535.61 272,618.55 273,178.42 273,783.08 6,998.40 7,558.27 8,162.93 265,620.15 265,620.15 265,620.15 -159,219.32 -152,918.54 -146,247.48
Detalle Flujo de Efectivo Proveniente por Actividades de Operación Ingresos por Cuota Mensual Ingresos por Derechos de Conexión Gastos de Operación Flujo Neto Proveniente de Actividades de Operación Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Inversion Obra Civil Flujo Neto Proveniente de Actividades de Inversion Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financiación Donanciones Flujo Neto Proveniente de Actividades de Financiación Saldo Inicial de Caja Flujo Total Neto 863,334.42 963,784.39 1070,185.22 1182,886.83 963,784.39 1070,185.22 1182,886.83 1302,259.50 2961,460.43 3185,787.22 3423,314.64 3674,811.64 3941,091.30 3185,787.22 3423,314.64 3674,811.64 3941,091.30 4223,013.34 1 93,144.72 776,189.70 -6,000.00 863,334.42 2 3 4 111,093.91 9,165.97 -7,558.27 112,701.61 5 117,815.09 9,720.51 -8,162.93 119,372.67 16 224,811.40 18,548.41 -19,033.01 224,326.79 17 238,412.49 19,670.58 -20,555.66 237,527.42 18 252,836.45 20,860.65 -22,200.11 251,496.99 19 268,133.05 22,122.72 -23,976.12 266,279.66 20 284,355.10 23,461.15 -25,894.21 281,922.05
98,779.98 104,756.16 8,149.99 8,643.07 -6,480.00 -6,998.40 100,449.97 106,400.83
863,334.42
863,334.42 863,334.42 5312,402.98 -265,620.15 5046,782.83 5910,117.25 5910,117.25 5312,402.98 597,714.27 -
963,784.39 1070,185.22 1182,886.83 1302,259.50 963,784.39 1070,185.22 1182,886.83 1302,259.50 5312,402.98 -531,240.30 4781,162.68 5744,947.07 5744,947.07 5312,402.98 -165,170.18 597,714.27 5312,402.98 -796,860.45 4515,542.53 5585,727.75 5585,727.75 5312,402.98 -159,219.32 432,544.09 5312,402.98 -1062,480.60 4249,922.38 5432,809.21 5432,809.21 5312,402.98 -152,918.54 273,324.77
3185,787.22 3423,314.64 3674,811.64 3941,091.30 4223,013.34 3185,787.22 3423,314.64 3674,811.64 3941,091.30 4223,013.34
5312,402.98 5312,402.98 5312,402.98 5312,402.98 5312,402.98 5312,402.98 -1328,100.74 -4249,922.38 -4515,542.53 -4781,162.68 -5046,782.83 -5312,402.98 3984,302.23 1062,480.60 796,860.45 531,240.30 265,620.15 5286,561.74 4248,267.82 4220,175.09 4206,051.93 4206,711.44 4223,013.34 5286,561.74 4248,267.82 4220,175.09 4206,051.93 4206,711.44 4223,013.34 5312,402.98 5312,402.98 5312,402.98 5312,402.98 5312,402.98 5312,402.98 -146,247.48 -41,293.36 -28,092.73 -14,123.15 659.51 16,301.90 120,406.23 -1022,841.81 -1064,135.16 -1092,227.89 -1106,351.04 -1105,691.53
Cálculo de VAN y TIR Proyecto de Alcantarillado Sanitario Municipio de Soledad, El Paraíso (Expresado en Lempiras) Detalle Resultados del Período Depreciaciones Flujo Operativo TREMA TREMA Acumulada Flujo de Caja Descontado Flujo de Caja Descontado Acumulado Inversión VAN TIR -5312,402.98 4.5% 1 265,620.15 863,334.42 1.045 1.045000 826,157.34 826,157.34 2 265,620.15 100,449.97 1.045 1.092025 91,985.04 3 265,620.15 106,400.83 1.045 1.141166 93,238.69 4 265,620.15 112,701.61 1.045 1.192519 94,507.22 5 265,620.15 119,372.67 1.045 1.246182 95,790.73 16 -41,293.36 265,620.15 224,326.79 1.045 2.022370 110,922.72 17 -28,092.73 265,620.15 237,527.42 1.045 2.113377 112,392.37 18 -14,123.15 265,620.15 251,496.99 1.045 2.208479 113,877.93 19 659.51 265,620.15 266,279.66 1.045 2.307860 115,379.45 20 16,301.90 265,620.15 281,922.05 1.045 2.411714 116,896.96 2803,008.05 -5312,402.98 -2509,394.93 -2.11% 597,714.27 -165,170.18 -159,219.32 -152,918.54 -146,247.48
918,142.38 1011,381.07 1105,888.28 1201,679.01 2344,461.34 2456,853.70 2570,731.64 2686,111.09
ANÁLISIS SENSIBILIZADO DE COSTOS
Consolidado 97,800.00 815,000.00 912,800.00 271,920.15 6,300.00 265,620.15 640,879.85
8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 815,000.00 823,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 22,660.01 22,660.01 22,660.01 22,660.01 22,660.01 22,660.01 22,660.01 22,660.01 22,660.01 22,660.01 22,660.01 22,660.01 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 22,135.01 22,135.01 22,135.01 22,135.01 22,135.01 22,135.01 22,135.01 22,135.01 22,135.01 22,135.01 22,135.01 22,135.01 800,489.99 -14,510.01 -14,510.01 -14,510.01 -14,510.01 -14,510.01 -14,510.01 -14,510.01 -14,510.01 -14,510.01 -14,510.01 -14,510.01
1 8,150.00 815,000.00 -525.00 822,625.00
Estado de Flujo de Efectivo Presupuestado Proyecto de Alcantarillado Sanitario Municipio de Soledad, El Paraíso (Expresado en Lempiras) Meses 2 3 4 5 6 7 8,150.00 -525.00 7,625.00 8,150.00 -525.00 7,625.00 8,150.00 -525.00 7,625.00 8,150.00 -525.00 7,625.00 8,150.00 -525.00 7,625.00 8,150.00 -525.00 7,625.00
8 8,150.00 -525.00 7,625.00
9 8,150.00 -525.00 7,625.00
10 8,150.00 -525.00 7,625.00
11 8,150.00 -525.00 7,625.00
97,800.00 815,000.00 -525.00 -6,300.00 7,625.00 906,500.00
822,625.00 830,250.00 837,875.00 845,500.00 853,125.00 860,750.00 868,375.00 876,000.00 883,625.00 891,250.00 898,875.00 822,625.00 830,250.00 837,875.00 845,500.00 853,125.00 860,750.00 868,375.00 876,000.00 883,625.00 891,250.00 898,875.00 906,500.00 906,500.00
Detalle 1 Activos Activos Corrientes Efectivo y/o Equivalentes de Efectivo 822,625.00 Total Activos Corrientes 822,625.00 Activos no Corrientes Obra Civil 5312,402.98 Depreciación acumulada -22,135.01 Total Activos no Corrientes 5290,267.97 Total Activos 6112,892.97 Capital 6112,892.97 Capital Social 5312,402.98 Resultado del Período 800,489.99 Resultado del Período Acumulado
830,250.00 830,250.00 5312,402.98 -44,270.02 5268,132.95 6098,382.95 6098,382.95 5312,402.98 -14,510.01 800,489.99
837,875.00 837,875.00 5312,402.98 -66,405.04 5245,997.94 6083,872.94 6083,872.94 5312,402.98 -14,510.01 785,979.98
845,500.00 845,500.00 5312,402.98 -88,540.05 5223,862.93 6069,362.93 6069,362.93 5312,402.98 -14,510.01 771,469.96
853,125.00 853,125.00 5312,402.98 -110,675.06 5201,727.92 6054,852.92 6054,852.92 5312,402.98 -14,510.01 756,959.95
860,750.00 860,750.00 5312,402.98 -132,810.07 5179,592.90 6040,342.90 6040,342.90 5312,402.98 -14,510.01 742,449.94
868,375.00 868,375.00 5312,402.98 -154,945.09 5157,457.89 6025,832.89 6025,832.89 5312,402.98 -14,510.01 727,939.93
876,000.00 876,000.00 5312,402.98 -177,080.10 5135,322.88 6011,322.88 6011,322.88 5312,402.98 -14,510.01 713,429.91
883,625.00 883,625.00 5312,402.98 -199,215.11 5113,187.87 5996,812.87 5996,812.87 5312,402.98 -14,510.01 698,919.90
891,250.00 891,250.00 5312,402.98 -221,350.12 5091,052.85 5982,302.85 5982,302.85 5312,402.98 -14,510.01 684,409.89
898,875.00 898,875.00 5312,402.98 -243,485.14 5068,917.84 5967,792.84 5967,792.84 5312,402.98 -14,510.01 669,899.88
906,500.00 906,500.00 5312,402.98 -265,620.15 5046,782.83 5953,282.83 5953,282.83 5312,402.98 -14,510.01 655,389.86
906,500.00 906,500.00 5312,402.98 -265,620.15 5046,782.83 5953,282.83 5953,282.83 5312,402.98 640,879.85
Detalle Ingreso Cuota Mensual Derecho de Conexión Ingresos Netos Gastos de Operación Mantenimiento y Reparaciones Depreciaciones Resultado del Periodo 1 2 3 109,991.77 9,075.23 119,067.00 272,968.47 7,348.32 265,620.15 -153,901.47 4 5 16 236,047.25 19,475.85 255,523.10 285,604.81 19,984.67 265,620.15 -30,081.72 17 250,328.11 20,654.13 270,982.24 287,203.59 21,583.44 265,620.15 -16,221.34 18 265,472.96 21,903.71 287,376.67 288,930.26 23,310.11 265,620.15 -1,553.59 19 281,534.07 23,228.88 304,762.96 290,795.07 25,174.92 265,620.15 13,967.89 20 298,566.89 24,634.23 323,201.12 292,809.07 27,188.92 265,620.15 30,392.05
97,800.00 103,716.90 815,000.00 8,557.50 912,800.00 112,274.40 271,920.15 272,424.15 6,300.00 6,804.00 265,620.15 265,620.15 640,879.85 -160,149.75
116,646.27 123,703.37 9,624.28 10,206.55 126,270.55 133,909.92 273,556.33 274,191.23 7,936.19 8,571.08 265,620.15 265,620.15 -147,285.78 -140,281.31
Detalle Flujo de Efectivo Proveniente por Actividades de Operación Ingresos por Cuota Mensual Ingresos por Derechos de Conexión Gastos de Operación Flujo Neto Proveniente de Actividades de Operación Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Inversion Obra Civil Flujo Neto Proveniente de Actividades de Inversion Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financiación Donanciones Flujo Neto Proveniente de Actividades de Financiación Saldo Inicial de Caja Flujo Total Neto 906,500.00 1011,970.40 1123,689.08 1242,023.45 906,500.00 1011,970.40 1123,689.08 1242,023.45 1367,362.29 3109,488.74 3345,027.17 3594,425.98 3858,492.54 4138,080.57 3345,027.17 3594,425.98 3858,492.54 4138,080.57 4434,092.77 1 97,800.00 815,000.00 -6,300.00 906,500.00 2 3 4 116,646.27 9,624.28 -7,936.19 118,334.37 5 123,703.37 10,206.55 -8,571.08 125,338.84 16 236,047.25 19,475.85 -19,984.67 235,538.43 17 250,328.11 20,654.13 -21,583.44 249,398.81 18 265,472.96 21,903.71 -23,310.11 264,066.56 19 281,534.07 23,228.88 -25,174.92 279,588.04 20 298,566.89 24,634.23 -27,188.92 296,012.20
103,716.90 109,991.77 8,557.50 9,075.23 -6,804.00 -7,348.32 105,470.40 111,718.68
906,500.00 1011,970.40 1123,689.08 1242,023.45 1367,362.29 906,500.00 1011,970.40 1123,689.08 1242,023.45 1367,362.29 5312,402.98 -265,620.15 5046,782.83 5953,282.83 5953,282.83 5312,402.98 640,879.85 5312,402.98 -531,240.30 4781,162.68 5793,133.08 5793,133.08 5312,402.98 -160,149.75 640,879.85 5312,402.98 -796,860.45 4515,542.53 5639,231.61 5639,231.61 5312,402.98 -153,901.47 480,730.10 5312,402.98 -1062,480.60 4249,922.38 5491,945.83 5491,945.83 5312,402.98 -147,285.78 326,828.63
3345,027.17 3594,425.98 3858,492.54 4138,080.57 4434,092.77 3345,027.17 3594,425.98 3858,492.54 4138,080.57 4434,092.77 5312,402.98 -5312,402.98 4434,092.77 4434,092.77 5312,402.98 30,392.05 -908,702.26
5312,402.98 5312,402.98 5312,402.98 5312,402.98 5312,402.98 -1328,100.74 -4249,922.38 -4515,542.53 -4781,162.68 -5046,782.83 3984,302.23 1062,480.60 796,860.45 531,240.30 265,620.15 5351,664.53 4407,507.77 4391,286.43 4389,732.83 4403,700.72 5351,664.53 4407,507.77 4391,286.43 4389,732.83 4403,700.72 5312,402.98 5312,402.98 5312,402.98 5312,402.98 5312,402.98 -140,281.31 -30,081.72 -16,221.34 -1,553.59 13,967.89 179,542.85 -874,813.49 -904,895.21 -921,116.55 -922,670.14
Cálculo de VAN y TIR Proyecto de Alcantarillado Sanitario Municipio de Soledad, El Paraíso (Expresado en Lempiras) Detalle Resultados del Período Depreciaciones Flujo Operativo TREMA TREMA Acumulada Flujo de Caja Descontado Flujo de Caja Descontado Acumulado Inversión VAN TIR -5312,402.98 4.5% 1 265,620.15 906,500.00 1.045 1.045000 867,464.11 867,464.11 2 265,620.15 105,470.40 1.045 1.092025 96,582.40 3 265,620.15 111,718.68 1.045 1.141166 97,898.70 4 265,620.15 118,334.37 1.045 1.192519 99,230.63 5 265,620.15 125,338.84 1.045 1.246182 100,578.29 16 -30,081.72 265,620.15 235,538.43 1.045 2.022370 116,466.53 17 -16,221.34 265,620.15 249,398.81 1.045 2.113377 118,009.63 18 -1,553.59 265,620.15 264,066.56 1.045 2.208479 119,569.43 19 13,967.89 265,620.15 279,588.04 1.045 2.307860 121,146.00 20 30,392.05 265,620.15 296,012.20 1.045 2.411714 122,739.35 2943,116.19 -5312,402.98 -2369,286.78 -1.68% 640,879.85 -160,149.75 -153,901.47 -147,285.78 -140,281.31
964,046.52 1061,945.22 1161,175.85 1261,754.13 2461,651.79 2579,661.42 2699,230.85 2820,376.85
ASPECTOS AMBIENTALES Y LEGALES
Alcantarillado Sanitario Municipio de Soledad, El Paraíso XIII. ASPECTOS AMBIENTALES
Artículo 29: Corresponden a las municipalidades en aplicación de esta Ley, y de la Ley de Municipalidades y de las leyes sectoriales respectivas, las atribuciones siguientes:
1) La ordenación de desarrollo urbano a través de planes reguladores de las ciudades, incluyendo el uso del suelo, vías de circulación, regulación de la construcción, servicios público municipales, saneamiento básico y otras similares;
2) La protección y conservación de las fuentes de abastecimiento de agua a las poblaciones, incluyendo la prevención y control de su contaminación y la ejecución del trabajo de reforestación;
3) La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección ambiental en los centros de población, en relación con los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, limpieza, recolección y disposición de basuras, mercados, rastros, cementerios, tránsito vehicular y transporte locales;
4) La creación y mantenimiento de parque urbanos y de áreas municipales sujetas a conservación;
5) La prevención y control de desastres, emergencias y otras contingencias ambientales, cuyos efectos negativos afecten particularmente al término Municipal y a sus habitantes;
6) El control de actividades que no sean consideradas altamente riesgosas, pero que afecten en forma particular el ecosistema existente en el Municipio;
7) El control de la emisión de contaminantes en su respectiva jurisdicción, de conformidad con las normas técnicas que dicte el Poder Ejecutivo;
8) La preservación de los valores históricos, culturales y artísticos en el término municipal, así como de los monumentos históricos y lugares típicos de especial belleza escénica y su participación en el manejo de las áreas naturales protegidas, y;
9) Las demás que ésta y otras leyes reserven a las municipalidades.
Artículo 51 La utilización del suelo urbano será objeto de planificación de parte de las respectivas municipalidades, debiendo considerar entre otros, los sectores residenciales cívicos, comerciales, industriales y recreativos, tendiendo a la calidad de vida de los habitantes y a la protección del ambiente.
A estos efectos, la planificación urbana incluirá la reglamentación de la construcción y el desarrollo de programas habitacionales, la localización adecuada de los servicios públicos y de las vías de comunicación urbana, la localización de áreas verdes y la arborización de las vías públicas.
Alcantarillado Sanitario Municipio de Soledad, El Paraíso Artículo 54
La descarga y eliminación de los desechos sólidos y líquidos de cualquier origen, tóxico y no tóxico solamente podrán realizarse en los lugares asignados por las autoridades competentes y de acuerdo con las regulaciones técnicas
correspondientes y conforme a las ordenanzas municipales respectivas.
Elementos Ambientales distintos a los recursos naturales
Artículo 66 Los residuos sólidos y orgánicos provenientes de fuentes domésticas, industriales o de la agricultura, ganadería, minería, usos públicos y otros, serán técnicamente tratados para evitar alteraciones en los suelos, ríos, lagos, lagunas y en general en las aguas marítimas y terrestres, así como para evitar la contaminación del aire.
Artículo 67 Corresponde a las municipalidades en consulta con la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud Pública u otros organismos técnicos, adoptar un sistema de recolección, tratamiento y disposición final de estos residuos, incluyendo las posibilidades de su reutilización o reciclaje.
Alcantarillado Sanitario Municipio de Soledad, El Paraíso Título IV
Disposiciones especiales para la protección del medio ambiente
Artículo 78 Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que deseen realizar cualquier obra o actividad susceptible de alterar o deteriorar gravemente el ambiente incluyendo los recursos naturales, están obligadas a informar de la misma a la autoridad competente por razón de la materia y a preparar una evaluación de impacto ambiental (EIA).
Artículo 11 La descarga de desechos al alcantarillado sanitario, que contengan gasolina, benceno, nafta, aceite combustible u otros hidrocarburos; así como sustancias nocivas que constituyen un riesgo a la salud humana, a la flora o fauna.
Artículo 12 La descarga de sustancias reactivas y/o radioactivas en el alcantarillado sanitario que pueda resultar en el escape de vapores o gases tóxicos en una cantidad, que sola o en conjunto, pueda causar problemas de salud pública.
Artículo 13 La descarga de sangre, carne, huesos y otros similares en el alcantarillado sanitario ya sea en forma líquida o sólida.
Medidas de control ambiental antes de la instalación del alcantarillado sanitario:  Notificar a la Comunidad del Municipio La Soledad, sobre el inicio de los trabajos del proyecto de Alcantarillado a fin de que puedan tomar las precauciones necesarias.
Medidas de control ambiental en el período de construcción:  El material que será utilizado en el proyecto no deberá estar expuesto a fin de evitar molestias a los habitantes; de igual forma, el desperdicio de los mismos, ya que provoca contaminación.  Evitar que las zanjas permanezcan abiertas por mucho tiempo y se deberá colocar letreros de advertencia, tanto para el peatón como para el tránsito vehicular, con el propósito de evitar accidentes.  Se deberá asignar un lugar adecuado para el almacenamiento seguro de materiales y maquinaria a fin de no obstaculizar la libre circulación de la población.  Riegos periódicos a las vías de acceso al proyecto deberán ser programados, a fin de minimizar la generación de polvo provocado por el movimiento de tierra.  El traslado de materiales deberá realizarse de forma diligente y segura para lo cual es necesario contar con supervisión tanto del personal como del equipo de acarreo y de esa forma evitar accidentes ocasionados por la caída delos mismos.
 Es necesario proporcionar a los trabajadores el equipo de seguridad personal, como guantes, mascarilla contra el polvo, protectores visuales y cualquier equipo o herramienta que se requiera de acuerdo a la actividad a realizar.
 Se prohíbe contaminar las fuentes de agua en los alrededores con desechos de construcción, sólidos, grasas de maquinaria etc.
Requisitos para Solicitudes de Autorización Ambiental
Proyecto Categoría 1 1. Solicitud (FORMA DECA-006) presentada por el proponente, en papel blanco tamaño oficio. 2. Ficha de Registro Ambiental (FORMA DECA 004), firmada por el proponente, debidamente llena. 3. Resumen del proyecto de 2 a 5 páginas.
Localización en uno de los siguientes formatos: (indicar cuál). Plano de ubicación del proyecto (zonas urbanas). Mapa 1:50,00 (zonas rurales); o
4. Cualquier otro medio gráfico que muestre las características del entorno, documento de constitución de sociedad, de comerciante individual o personería jurídica. 5. Título de propiedad o arrendamiento del lugar donde se va a desarrollar el proyecto, debidamente timbrado y registrado. 6. Constancia extendida por la Unidad Ambiental Municipal (UMA) o por el Alcalde del lugar de ubicación del proyecto en la que haga constar el estado del proyecto (si ha iniciado operaciones, etapa de ejecución actual. 7. Las fotocopias de escritura o cualquier otro tipo de documentos deberán
Alcantarillado Sanitario Municipio de Soledad, El Paraíso presentarse autenticados.
8. Publicación en un Octavo de Página en el Diario de Mayor Circulación la publicación tiene una validez de 5 días hábiles. 9. Monto de inversión del proyecto.
ASPECTOS LEGALES Ley del Equilibrio Financiero y Protección Social
Artículo 5. Se establece una tarifa por la expedición de la Licencia Ambiental que se concederá previo a la ejecución de proyectos, instalaciones industriales o cualquier otra actividad pública o privada.
El cobro por la expedición de la licencia se efectuará conforme al monto de la inversión realizada según la escala siguiente:
MONTO DE INVERSIÓN REALIZADA TARIFA De De De De L 0.01 L 200,000.01 L 1, 000,000.01 L 20, 000,000.01 a a a L 200,000.00 L 1, 000,000.00 L 20,000.000.00 = = = = 1.00% 0.50% 0.05% 0.02%
Cubiertos los requisitos para la obtención de la licencia, deberá efectuarse previamente el pago en la Tesorería General de la República mediante el formulario de Recibo Oficial de Pago. La vigencia será de un (1) año a partir de la fecha de su otorgamiento y por su renovación deberá pagarse un importe equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de dicha licencia, conforme al monto de inversión alcanzado o realizado al momento de la renovación.
En el caso de las empresas que estén operando y que no se haya realizado la obligatoria evaluación de impacto ambiental se obligan a realizarlo, debiendo pagar al Estado únicamente los gastos que ésta actividad ocasione.
Artículo 78: Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que desean realizar cualquier obra o actividad susceptible de alterar o deteriorar gravemente el ambiente incluyendo los recursos naturales, están obligados a informar de la misma a la autoridad competente por razón de la materia y a preparar una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de acuerdo con lo previsto en el Artículo 5 de esta ley.
Se incluyen dentro de estas actividades: disposición final, tratamiento o eliminación de desechos y sustancias toxicas peligrosas. Proyectos del sector turismo, recreación, urbanización, forestal, asentamientos humanos y cualquier otra actividad capaces de causar daños severos al equilibrio ecológico.
La Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente tendrá la potestad de definir mediante reglamento o mediante el sistema nacional de evaluación de impacto ambiental, el listado de los proyectos susceptibles de afectar gravemente el ambiente y que obligatoriamente deberán preparar una evaluación de impacto ambiental, magnitud, área de influencia, gravedad de sus impactos o grado de contaminación.
También tendrán potestad para identificar aquellos proyectos con impactos predecibles y circunscritos al ámbito local, cuyas medidas de mitigación responden a un marco normalizado para su correcta ejecución y que aun no requiriendo una evaluación de impacto ambiental deben ser objeto de diagnóstico previa a la emisión de su permiso ambiental.
Sujetará además los proyectos que aun necesitando el diagnóstico referido en el párrafo anterior, deben reportar sus actividades conforme al procedimiento establecido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente.
Artículo 15 Están exentas del pago de impuestos que establece la ley, las ventas de bienes y servicios siguientes: a) Los siguientes servicios: energía eléctrica, agua potable y alcantarillados.
Artículo 7 Están exentos del impuesto que establece esta ley: a) El Estado, los distritos, las municipalidades y sus establecimientos y demás instituciones autónomas y sumí-autónomas. d) Las asociaciones patronales o profesionales y los sindicatos obreros, en cuanto concierne a sus actividades no lucrativas.
Alcantarillado Sanitario Municipio de Soledad, El Paraíso XIV. CONCLUSIONES
Alcantarillado Sanitario Municipio de Soledad, El Paraíso XV. BIBLIOGRAFÍA
aguamarket.com. (Febrero de 2008). www.aguamarket.com. Recuperado el 15 de Febrero de 2010, de www.aguamarket.com: http//:www.aguamarket.com
cmapserver.es. (Junio de 2009). www.cmapserver.es. Recuperado el 13 de Febrero de 2010, de www.cmapserver.es: http//:www.cmapserver.es
Congreso Nacional de la República de Honduras - Leyes Nacionales. (s.f.). www.congreso.gob.hn/leyesnacionales. Recuperado el 15 de Febrero de 2010, de www.congreso.gob.hn/leyesnacionales: http/:www.congreso.gob.hn
SANAA - Ley de descentralización de servicios a municipalidades. (Junio de 2008). www.rashon.org.hn. Recuperado el 15 de Febrero de 2010, de www.rashon.org.hn: http//:www.rashon.org.hn
www.setco.gob.hn. (17 de Mayo de 2008). es.wikipedia.org. Recuperado el 15 de Febrero de 2010, de es.wikipedia.org: http//:es.wikipedia.org
Documents Similar To Alcantarillado Soledad El Paraiso PDF

References: Artículo 29

Artículo 51
 Artículo 54

Artículo 66

Artículo 67

Artículo 78

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 5

Artículo 78
 Artículo 5

Artículo 15

Artículo 7