Source: http://docplayer.it/16273337-Testo-integrato-delle-condizioni-tecniche-ed-economiche-per-la.html
Timestamp: 2018-05-26 10:22:35+00:00

Document:
TESTO INTEGRATO DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE PER LA - PDF
Download "TESTO INTEGRATO DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE PER LA"
1 Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 valido per le richieste di connessione presentate a partire dall 1 gennaio Versione integrata e modificata dalle deliberazioni ARG/elt 79/08, 205/08, 130/09, 125/10, 51/11, 148/11, 187/11, 226/2012/R/EEL e 328/2012/R/EEL TESTO INTEGRATO DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE PER LA CONNESSIONE ALLE RETI CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE (TESTO INTEGRATO DELLE CONNESSIONI ATTIVE TICA) Ai sensi del punto 3. della deliberazione 226/2012/R/eel, l articolo 33 dell Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) si applica anche nel caso di richieste di connessione già inviate al gestore di rete al 28 maggio 2012 (data di entrata in vigore del predetto provvedimento). Per tali richieste: - le tempistiche di cui all articolo 33, comma 33.2, del TICA si applicano a decorrere dalla data del 28 maggio 2012 ovvero dalla data di accettazione del preventivo qualora successiva; - il gestore di rete ne dà comunicazione al richiedente, anche per il tramite del portale informatico ed eventualmente nel preventivo qualora non ancora inviato. Ai sensi della deliberazione 328/2012/R/eel: - le disposizioni previste dai commi 9.3, 9.5, 21.3, 21.5 e dall articolo 31 del TICA si applicano anche alle richieste di connessione in corso alla data del 27 luglio 2012 (data di entrata in vigore della deliberazione 328/2012/R/eel). Per tali richieste, le tempistiche indicate nei predetti commi e articoli si applicano a decorrere dal 27 luglio 2012 ovvero dalla data di accettazione del preventivo qualora successiva (punto 3. della deliberazione 328/2012/R/eel); - la disposizione di cui al comma 33.1 del TICA si applica anche agli impianti con potenza nominale fino a 1 MW il cui preventivo sia stato accettato prima del 27 luglio
2 Indice PARTE I PARTE GENERALE... 4 Titolo I Disposizioni generali... 4 Articolo 1 Definizioni... 4 Articolo 2 Ambito di applicazione Titolo II Condizioni Procedurali generali Articolo 3 Modalità e condizioni contrattuali per l erogazione del servizio di connessione (MCC) Articolo 4 Strumenti finalizzati a migliorare la trasparenza delle connessioni Articolo 5 Codice identificativo del punto di connessione PARTE II RICHIESTE DI CONNESSIONE Articolo 6 Richiesta di connessione PARTE III CONDIZIONI PER LA CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI IN BASSA E MEDIA TENSIONE Titolo I Condizioni Procedurali Articolo 7 Preventivo e procedure per la connessione Articolo 8 Soluzione tecnica minima generale (STMG) Articolo 9 Coordinamento delle attività ai fini dell ottenimento delle autorizzazioni Articolo 10 Realizzazione e attivazione della connessione Articolo 11 Attivazione dell open season Titolo II Condizioni economiche Articolo 12 Corrispettivo per la connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili ovvero di cogenerazione ad alto rendimento e relative verifiche Articolo 13 Corrispettivo per la connessione di impianti non alimentati da fonti rinnovabili né di cogenerazione ad alto rendimento Titolo III indennizzi automatici, Priorità di trattamento, realizzazione in proprio della connessione, procedure sostitutive e lotti di impianti Articolo 14 Indennizzi automatici Articolo 15 Priorità di trattamento per le richieste di connessione di impianti da fonte rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento Articolo 16 Realizzazione in proprio dell impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento Articolo 17 Procedure sostitutive in caso di inerzia, da parte del gestore di rete, per la connessione di impianti alimentati da fonte rinnovabile Articolo 18 Disposizioni per le connessioni di un lotto di impianti di produzione PARTE IV CONDIZIONI PER LA CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI IN ALTA E ALTISSIMA TENSIONE Titolo I Condizioni Procedurali Articolo 19 Preventivo e procedure per la connessione Articolo 20 Soluzione tecnica minima generale (STMG) Articolo 21 Coordinamento delle attività ai fini dell ottenimento delle autorizzazioni. 45 Articolo 22 Soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD) Articolo 23 Realizzazione e attivazione della connessione
3 Articolo 24 Attivazione dell open season Titolo II Condizioni economiche Articolo 25 Condizioni economiche per la connessione di impianti alimentati da fonti non rinnovabili né di cogenerazione ad alto rendimento Articolo 26 Condizioni economiche per la connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e relative verifiche Articolo 27 Condizioni economiche per la connessione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento e relative verifiche Titolo III indennizzi automatici, Priorità di trattamento, realizzazione in proprio della connessione e procedure sostitutive Articolo 28 Indennizzi automatici e procedure sostitutive in caso di inerzia, da parte del gestore di rete, per la connessione di impianti alimentati da fonte rinnovabile Articolo 29 Priorità di trattamento per le richieste di connessione di impianti da fonte rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento Articolo 30 Realizzazione in proprio dell impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento PARTE V DISPOSIZIONI FINALI Titolo I Disposizioni relative alla prenotazione della capacità di rete Articolo 31 Validità del preventivo accettato Articolo 32 Soppresso Articolo 33 Prenotazione della capacità di rete al termine o nel corso del procedimento per l autorizzazione alla costruzione e all esercizio dell impianto di produzione Titolo II coordinamento tra gestori di rete Articolo 34 Modalità di coordinamento tra gestori di rete nel caso in cui la connessione debba essere effettuata a una rete diversa dalla rete gestita dal gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione Articolo 35 Modalità di coordinamento tra gestori di rete nel caso in cui la connessione venga effettuata alla rete gestita dal gestore a cui è presentata la richiesta di connessione, comportando interventi su reti gestite da altri gestori Titolo III flussi informativi Articolo 36 Elementi per la registrazione e validazione su GAUDÌ dell impianto di produzione e delle unità di produzione che lo compongono Articolo 36bis Elementi per l abilitazione ai fini della misura delle unità di produzione a configurazione semplice Articolo 36ter Elementi per l abilitazione ai fini della misura delle unità di produzione a configurazione complessa Articolo 36quater Elementi per l abilitazione ai fini commerciali delle unità di produzione Articolo 36quinquies Modalità di comunicazione dello Schema Unifilare di Misura e delle Schede Tecniche di Misura Articolo 37 Obblighi informativi tra le imprese distributrici e Terna Articolo 38 Obblighi informativi in capo a Terna e alle imprese distributrici nei confronti dell Autorità Titolo IV Disposizioni transitorie e finali Articolo 39 Disposizioni transitorie Articolo 40 Disposizioni finali
4 PARTE I PARTE GENERALE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Definizioni 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all Allegato A alla deliberazione n. 111/06 le definizioni di cui al Testo Integrato Trasporto, oltre alle seguenti: a) accettazione del preventivo per la connessione è l accettazione, da parte del richiedente, delle condizioni esposte nel preventivo per la connessione; b) area critica è un area individuata sulla base dei requisiti di cui al comma 4.2, lettere b1) e c), ovvero al comma 39.1; c) codice di rintracciabilità è il codice comunicato al richiedente in occasione della richiesta, che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati; d) connessione è il collegamento ad una rete di un impianto elettrico per il quale sussiste la continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete medesima; e) data di accettazione del preventivo per la connessione è la data di invio del documento relativo all accettazione del preventivo per la connessione; f) data di completamento dei lavori sul punto di connessione è la data di ricevimento della comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione, completa di tutti gli allegati previsti; g) data di completamento della connessione è la data di invio del documento relativo al completamento della realizzazione della connessione; h) data di completamento dell impianto è la data di invio della comunicazione del completamento della realizzazione dell impianto di produzione; i) data di invio di una comunicazione è: - per le comunicazioni scritte, la data risultante dalla ricevuta del fax, ovvero dalla ricevuta o timbro postale di invio; - per le comunicazioni trasmesse tramite portale informatico, la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo comprovata da apposita ricevuta rilasciata all atto dell inserimento; - per le comunicazioni trasmesse tramite posta elettronica certificata, la data di invio della comunicazione; - per le comunicazioni presentate presso uffici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta; j) data di messa a disposizione del preventivo per la connessione è la data di invio del documento relativo al preventivo per la connessione; 4
5 k) data di ricevimento di una comunicazione è: - per le comunicazioni trasmesse tramite fax, il giorno risultante dalla ricevuta del fax; - per le comunicazioni trasmesse tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il giorno lavorativo successivo a quello risultante dall avviso di ricevimento della raccomandata; - per le comunicazioni trasmesse tramite portale informatico, la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo comprovata da apposita ricevuta rilasciata all atto dell inserimento; - per le comunicazioni trasmesse tramite posta elettronica certificata, la data di invio della comunicazione; - per le comunicazioni presentate presso uffici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta; l) GAUDÌ è il sistema di Gestione dell Anagrafica Unica Degli Impianti di produzione di energia elettrica predisposto da Terna, in ottemperanza all articolo 9, comma 9.3, lettera c), della deliberazione ARG/elt 205/08 e alla deliberazione ARG/elt 124/10; m) gestore di rete è il soggetto concessionario del servizio di distribuzione o di trasmissione della rete elettrica; n) giorno lavorativo è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi; o) impianto di produzione è l insieme delle apparecchiature destinate alla conversione dell energia fornita da una qualsiasi fonte di energia primaria in energia elettrica. Esso comprende l edificio o gli edifici relativi a detto complesso di attività e l insieme, funzionalmente interconnesso: - delle opere e dei macchinari che consentono la produzione di energia elettrica e - dei gruppi di generazione dell energia elettrica, dei servizi ausiliari di impianto e dei trasformatori posti a monte del/dei punto/punti di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi. L interconnessione funzionale consiste nella presenza e nell utilizzo di opere, sistemi e componenti comuni finalizzati all esercizio combinato e/o integrato degli elementi interconnessi (ad esempio, la presenza di uno o più sistemi per il recupero del calore utile condivisi tra i vari gruppi di generazione; la presenza di uno o più vincoli che impedisce la gestione separata di ogni gruppo di generazione; la presenza di sistemi comuni per la captazione ed il trattamento del biogas, ecc.). Ciascun impianto può a sua volta essere suddiviso in una o più sezioni. Queste, a loro volta, sono composte da uno o più gruppi di generazione; p) impianto per la connessione è l insieme degli impianti realizzati a partire dal punto di inserimento sulla rete esistente, necessari per la connessione alla rete di un impianto di produzione. L impianto per la connessione è costituito dall impianto di rete per la connessione e dall impianto di utenza per la connessione; q) impianto di rete per la connessione è la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete, compresa tra il punto di inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione; 5
6 r) impianto di utenza per la connessione è la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente. L impianto di utenza per la connessione, a sua volta, può essere distinto in: - una parte interna al confine di proprietà dell utente a cui è asservita la connessione fino al medesimo confine di proprietà o al punto di connessione qualora interno al predetto confine di proprietà; - una parte compresa tra il confine di proprietà dell utente a cui è asservita la connessione e il punto di connessione. Nel caso in cui il punto di connessione è interno al confine di proprietà, tale parte non è presente. s) impresa distributrice è l impresa di cui all articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, concessionaria del servizio di distribuzione dell energia elettrica ai sensi dei medesimi articolo e comma; t) lavori complessi sono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d arte dell impianto del gestore di rete in tutti i casi non compresi nella definizione di lavori semplici; u) lavori semplici sono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d arte dell impianto del gestore di rete eseguita con un intervento limitato alla presa ed eventualmente al gruppo di misura; v) linea critica è una linea individuata sulla base dei requisiti di cui al comma 4.2, lettera a) e b2), ovvero al comma 39.1; w) linee elettriche di cui al decreto 21 ottobre 2005 sono le linee elettriche transfrontaliere realizzate in attuazione del decreto 21 ottobre 2005; x) lotto di impianti di produzione è un gruppo di impianti di produzione distinti, alimentati da fonti rinnovabili e/o di cogenerazione ad alto rendimento ubicati sullo stesso terreno o su terreni adiacenti eventualmente separati unicamente da strada, strada ferrata o corso d acqua. Gli impianti che compongono un lotto devono avere una potenza in immissione richiesta tale da consentire, per ciascuno di essi, l erogazione del servizio di connessione esclusivamente in bassa o media tensione; y) potenza aggiuntiva richiesta in immissione è la differenza tra la potenza in immissione richiesta e la potenza già disponibile in immissione; z) potenza ai fini della connessione è pari al maggiore valore tra zero e la differenza tra la potenza in immissione richiesta e la potenza già disponibile per la connessione; aa) potenza già disponibile in immissione è la massima potenza che può essere immessa in un punto di connessione esistente senza che l utente sia disconnesso prima della richiesta di connessione, come desumibile dal regolamento di esercizio; bb) potenza già disponibile in prelievo è la massima potenza che può essere prelevata in un punto di connessione esistente prima della richiesta di connessione, senza che il cliente finale sia disalimentato; cc) potenza già disponibile per la connessione è il valore massimo tra la potenza già disponibile in prelievo e la potenza già disponibile in immissione; 6
7 dd) potenza in immissione richiesta è il valore della potenza in immissione complessivamente disponibile dopo gli interventi da effettuare senza che l utente sia disconnesso; ee) punto di connessione (detto anche punto di consegna) è il confine fisico tra la rete di distribuzione o la rete di trasmissione e la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell energia elettrica. Nel caso di connessioni a reti elettriche gestite da soggetti diversi ed utilizzate dai gestori di rete, sulla base di apposite convenzioni, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il punto di connessione è il confine fisico tra la predetta rete gestita da soggetti diversi e la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell energia elettrica; ff) punto di inserimento sulla rete esistente è il punto della rete nell assetto pre-esistente la connessione, nel quale si inserisce l impianto di rete per la connessione; gg) servizio di connessione è il servizio effettuato da parte del gestore di rete in adempimento all obbligo previsto dall articolo 3, comma 1 e dall articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, eventualmente per il tramite di soggetti terzi nel caso in cui il gestore di rete, sulla base di apposite convenzioni, si avvalga di reti gestite da altri soggetti per lo svolgimento delle proprie funzioni; hh) richiedente è il soggetto titolare di una richiesta di accesso alle infrastrutture di rete con obbligo di connessione di terzi finalizzata alla connessione di impianti di produzione di energia elettrica. Il richiedente è il soggetto che intende realizzare ed esercire l impianto di produzione o un suo mandatario con rappresentanza; ii) jj) richiesta di connessione è una richiesta di nuova connessione o una richiesta di adeguamento di una connessione esistente, conseguente alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica o alla modifica di impianti di produzione esistenti; soluzione tecnica minima per la connessione è la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, tenendo conto delle peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce; kk) sviluppo è un intervento di espansione o di evoluzione della rete elettrica, motivato, in particolare, dall esigenza di estendere la rete per consentire la connessione di impianti elettrici di soggetti terzi alla rete medesima; ll) tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di connessione, corredata da tutte le informazioni come definite nel presente provvedimento, e la data di messa a disposizione del preventivo per la connessione. Il tempo di messa a disposizione del preventivo per la 7
8 connessione comprende i tempi necessari per l effettuazione di eventuali verifiche e sopralluoghi; mm) tempo di realizzazione della connessione è il tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori sul punto di connessione e la data di completamento della connessione; nn) unità di produzione a configurazione complessa è un unità di produzione di energia elettrica per la quale si verifica almeno una delle seguenti condizioni: - potenza attiva nominale dell'impianto, a cui appartiene l'unità di produzione, superiore a 6 MW; - unità di produzione connessa in alta o altissima tensione; - unità di produzione che condivide il punto di connessione con la rete pubblica con almeno un altra unità di produzione; oo) unità di produzione a configurazione semplice è un unità di produzione di energia elettrica diversa dall unità di produzione a configurazione complessa; pp) tempo necessario al gestore di rete per la validazione del progetto dell impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti) è il tempo che intercorre tra la data di ricevimento del progetto definito dal richiedente e la data di invio al richiedente della validazione. Tale tempo è pari a 30 (trenta) giorni lavorativi nel caso di interventi solo in bassa e media tensione e a 60 (sessanta) giorni lavorativi nel caso in cui l impianto di rete comprenda anche linee in alta e altissima tensione o stazioni di trasformazione AT/MT o AAT/AT; qq) impianto (o sezione) di cogenerazione ad alto rendimento, ai soli fini del presente provvedimento, è l impianto (o la sezione) che soddisfa la qualifica di cogenerazione ad alto rendimento secondo i criteri di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2011, eventualmente anche per una frazione d anno, e per cui la grandezza E CHP, definita dal medesimo decreto, risulta superiore o pari alla metà della produzione totale lorda di energia elettrica del medesimo impianto (o sezione) nell anno solare o nella frazione d anno per cui viene richiesta la qualifica ai sensi dell articolo 5 del decreto ministeriale 5 settembre 2011; rr) potenza disponibile in immissione è il livello di potenza in immissione indicato nel contratto di connessione; ss) potenza immessa è, in ciascuna ora, il valore medio della potenza immessa nel quarto d ora fisso in cui tale valore è massimo. 1.2 Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti abbreviazioni: a) Autorità è l Autorità per l energia elettrica e il gas; b) Codice di rete è il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui al DPCM 11 maggio 2004; c) GSE è la società Gestore dei Servizi Energetici - GSE Spa; d) MCC sono le modalità e condizioni contrattuali predisposte dai gestori di rete per l erogazione del servizio di connessione; e) STMG è la soluzione tecnica minima generale per la connessione; f) STMD è la soluzione tecnica minima di dettaglio per la connessione; g) Terna è la società Terna Spa; 8
9 h) UP sono le unità di produzione di energia elettrica che compongono un impianto di produzione; i) d.p.r. n. 252/98 è il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; j) legge n. 55/02 è la legge 9 aprile 2002, n. 52, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale ; k) decreto legislativo n. 79/99 è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99; l) decreto legislativo n. 387/03 è il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03; m) DPCM 11 maggio 2004 è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004; n) decreto 21 ottobre 2005 è il decreto del Ministro delle Attività Produttive 21 ottobre 2005, recante Modalità e criteri per il rilascio dell esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati ; o) deliberazione n. 42/02 è la deliberazione dell Autorità 19 marzo 2002, n. 42/02; p) deliberazione n. 136/04 è la deliberazione dell Autorità 29 luglio 2004, n. 136/04; q) deliberazione n. 281/05 è l Allegato A alla deliberazione dell Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05; r) deliberazione n. 111/06 è l Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06; s) deliberazione n. 88/07 è l Allegato A alla deliberazione dell Autorità 11 aprile 2007, n. 88/07; t) deliberazione ARG/elt 33/08 è la deliberazione dell Autorità 18 marzo 2008, ARG/elt 33/08; u) deliberazione ARG/elt 205/08 è la deliberazione dell Autorità 23 dicembre 2008, ARG/elt 205/08; v) deliberazione ARG/elt 124/10 è la deliberazione dell Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 124/10; w) Testo Integrato Connessioni (o TIC) è il Testo integrato delle Condizioni economiche per l erogazione del servizio di connessione, allegato B alla deliberazione dell Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07; x) Testo Integrato Settlement (o TIS) è il Testo Integrato delle disposizioni dell Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento, allegato alla deliberazione dell Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09; y) Testo Integrato Trasporto (o TIT) è il Testo integrato delle Disposizioni dell Autorità per l erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell energia elettrica per il periodo di regolazione , allegato A alla deliberazione dell Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07; z) AdM sono le Apparecchiature di Misura. 9
10 Articolo 2 Ambito di applicazione 2.1 Il presente provvedimento definisce le modalità procedurali e le condizioni economiche per l erogazione del servizio di connessione. Le condizioni tecniche per la connessione sono definite: a) dalla Norma tecnica CEI 0-21 nel caso di connessioni alle reti di distribuzione con livello di tensione fino a 1 kv; b) dalla deliberazione ARG/elt 33/08 nel caso di connessioni alle reti di distribuzione con livello di tensione superiore a 1 kv; c) dal Codice di rete nel caso di connessioni alla rete di trasmissione nazionale. 2.2 Le modalità e le condizioni di cui al presente provvedimento si applicano anche alle richieste di connessione, alla rete con obbligo di connessione di terzi, delle linee elettriche di cui al decreto 21 ottobre Il servizio di connessione è erogato dai gestori di rete, intesi come i soggetti concessionari dei servizi di trasmissione o di distribuzione. Nel caso di connessioni a reti elettriche gestite da soggetti diversi ed utilizzate dai gestori di rete, sulla base di apposite convenzioni, per lo svolgimento delle proprie funzioni, le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate dai soggetti concessionari dei servizi di trasmissione o di distribuzione in coordinamento con i gestori delle predette reti elettriche. Il presente provvedimento non si applica nel caso di connessioni a reti elettriche gestite da soggetti diversi e non utilizzate dai gestori di rete per lo svolgimento delle proprie funzioni. 2.4 Il livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione è determinato sulla base delle seguenti condizioni: a) per potenze in immissione richieste fino a 100 kw, il servizio di connessione è erogato in bassa tensione; b) per potenze in immissione richieste fino a kw, il servizio di connessione è erogato in media tensione, fatto salvo quanto previsto alla lettera a); c) nel caso di connessione esistente, il servizio di connessione è erogato al livello di tensione della connessione esistente nei limiti di potenza già disponibile per la connessione; d) le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) non escludono la possibilità, sulla base di scelte tecniche effettuate dal gestore di rete, di erogare il servizio di connessione in bassa o media tensione per potenze in immissione richieste superiori, rispettivamente, a 100 kw o a kw. TITOLO II CONDIZIONI PROCEDURALI GENERALI Articolo 3 Modalità e condizioni contrattuali per l erogazione del servizio di connessione (MCC) 3.1 I gestori di reti pubblicano, sui propri siti internet, le MCC per l erogazione del servizio di connessione. Le MCC sono predisposte conformemente al presente provvedimento e, in particolare, a quanto indicato al comma 3.2. Terna e le 10
11 imprese distributrici con più di clienti trasmettono all Autorità le modalità e le condizioni contrattuali per l erogazione del servizio di connessione. I medesimi gestori danno evidenza all Autorità di ogni modifica eventualmente apportata a seguito della prima pubblicazione. 3.2 Le MCC di cui al comma 3.1 devono prevedere: a) le modalità per la presentazione della richiesta di connessione, ivi inclusa la specificazione della documentazione richiesta, e per il pagamento del corrispettivo per l ottenimento del preventivo. I gestori di rete elaborano altresì un modello standard che tenga conto di quanto previsto nella Parte II; b) le modalità e i tempi di risposta del gestore di rete, con particolare riferimento alla presentazione del preventivo e della STMD, ove prevista; c) i termini di validità della soluzione proposta dal gestore di rete, decorsi i quali, in assenza di accettazione da parte del richiedente, la richiesta di connessione deve intendersi decaduta; d) le modalità per la scelta della soluzione per la connessione da parte del richiedente e per l esercizio delle opzioni consentite dal presente provvedimento in materia di gestione dell iter autorizzativo e di realizzazione in proprio della connessione; e) le modalità e i tempi in base ai quali il gestore di rete, per le azioni di propria competenza, realizza gli impianti di rete per la connessione; f) le soluzioni tecniche convenzionali adottate dal gestore di rete interessato per la realizzazione della connessione alla rete degli impianti elettrici, unitamente all indicazione di valori unitari di riferimento atti all individuazione dei costi medi corrispondenti alla realizzazione di ciascuna soluzione tecnica convenzionale; g) per ciascuna delle soluzioni tecniche convenzionali, nel caso di connessioni in alta e altissima tensione, il valore convenzionale della potenza massima di esercizio in condizioni normali di funzionamento, intesa come la potenza massima dell intera infrastruttura per la connessione nelle normali condizioni di esercizio indipendentemente dal reale grado di utilizzo di tale infrastruttura per l impianto di produzione; h) gli standard tecnici e le specifiche di progetto essenziali per la realizzazione degli impianti di rete per la connessione e per il loro esercizio e manutenzione; i) le modalità di pagamento del corrispettivo per la connessione. Il gestore di rete presenta diverse modalità di pagamento, tra loro alternative; j) soppressa; k) soppressa; l) le modalità per la determinazione del corrispettivo a copertura dei costi sostenuti per la gestione dell iter autorizzativo e dell eventuale corrispettivo a copertura dei costi di predisposizione della documentazione da presentare nell ambito dell iter autorizzativo; m) le modalità di modifica dei tempi di risposta del gestore di rete di cui alla lettera b) e dei tempi di realizzazione degli impianti di rete di cui alla lettera e) nei casi consentiti dal presente provvedimento; n) le tipologie degli impianti di rete per la connessione che possono essere progettati e realizzati a cura dei richiedenti, dando indicazioni in merito alle 11
12 procedure per la realizzazione in proprio di tali impianti, sulla base di quanto indicato al presente provvedimento; o) la specifica tecnica sulla misura, funzionale anche all attività di validazione dell impianto e delle sue UP ai fini della misura. La specifica tecnica stabilisce: - quali misure sono necessarie in relazione al tipo di destinazione commerciale e al tipo di incentivazione a cui il produttore intende accedere; - quali sono i criteri e le modalità con cui i richiedenti presentano lo schema unifilare di impianto necessario alla validazione dell impianto/up ai fini della misura, e all identificazione, all interno di tale schema, dei punti di misura ove collocare i misuratori (PM), degli eventuali punti virtuali di immissione (PVI) e punti virtuali di generazione (PVG); - le informazioni relative alle apparecchiature di misura compatibili con i sistemi di telelettura del gestore di rete e con le informazioni relative alle casistiche in cui si renda obbligatoria l installazione delle predette apparecchiature. Le imprese distributrici predispongono la propria specifica tecnica completando quella definita da Terna, sentito il GSE, per le parti di propria competenza. 3.3 Le soluzioni tecniche convenzionali di cui al comma 3.2, lettera f), prevedono l individuazione delle parti degli impianti per la connessione che sono considerate impianti di utenza per la connessione (nei limiti consentiti dal presente provvedimento) e le parti degli impianti per la connessione che sono considerate impianti di rete per la connessione. Dette attribuzioni devono essere determinate contemplando almeno i seguenti fattori: a) potenza di connessione; b) livello di tensione al quale viene realizzata la connessione; c) tipologia dell impianto per il quale è stato richiesto l accesso alle infrastrutture di reti elettriche con riferimento all immissione o al prelievo di energia elettrica; d) topologia della rete elettrica esistente; e) eventuali aspetti riguardanti la gestione e la sicurezza del sistema elettrico. Articolo 4 Strumenti finalizzati a migliorare la trasparenza delle connessioni 4.1 Terna e le imprese distributrici con almeno clienti, entro il 31 dicembre 2011, predispongono un portale informatico finalizzato alla gestione dell iter di connessione. Tale portale è uno strumento complementare a quello implementato da Terna ai fini del GAUDÌ, secondo i criteri previsti dall articolo 9, comma 9.3, lettera c), della deliberazione ARG/elt 205/08 e della deliberazione ARG/elt 124/10, e viene utilizzato per lo scambio delle informazioni necessarie per la gestione dell iter di connessione. Terna e le imprese distributrici, al fine di ottimizzare le comunicazioni, possono prevedere che tutte le informazioni necessarie per la gestione dell iter di connessione vengano scambiate unicamente per il tramite del portale informatico, dando un 12
13 opportuno preavviso ai richiedenti e prevedendo un periodo transitorio di almeno 6 (sei) mesi dalla data di implementazione del portale medesimo. 4.2 Terna e le imprese distributrici che dispongono almeno di una cabina primaria, entro il 30 giugno 2011, definiscono e pubblicano sui propri siti internet degli atlanti relativi alle reti in alta e altissima tensione e alle cabine primarie AT/MT per fornire indicazioni qualitative aggiornate, in relazione alle disponibilità di capacità di rete. In particolare: a) nel caso di rete in altissima tensione, Terna propone all Autorità, per verifica e approvazione, i criteri per individuare, in modo univoco, le linee critiche, ovvero le linee prossime al limite di capacità di trasporto, tenendo conto dei preventivi accettati e di valutazioni in merito agli impianti di produzione che potrebbero essere realizzati anche sulla base della pianificazione effettuata dalle Regioni; b) nel caso di rete in alta tensione, Terna propone all Autorità, per verifica e approvazione, i criteri per individuare, in modo univoco: b1) le aree critiche, ovvero le aree su cui insistono linee prossime al limite di capacità di trasporto, tenendo conto dei preventivi accettati e di valutazioni in merito agli impianti di produzione che potrebbero essere realizzati anche sulla base della pianificazione effettuata dalle Regioni; b2) le linee critiche, ovvero le linee esterne alle aree critiche di cui alla lettera b1), prossime al limite di capacità di trasporto, tenendo conto dei preventivi accettati e di valutazioni in merito agli impianti di produzione che potrebbero essere realizzati anche sulla base della pianificazione effettuata dalle Regioni; c) nel caso di rete in media e bassa tensione, il gestore di rete individua: - con il colore giallo, le aree servite dalle cabine primarie, in situazione di normale esercizio (assetto standard), per cui P imm > 0,5 * Pc min ; - con il colore arancione, le aree servite dalle cabine primarie in situazione di normale esercizio (assetto standard), per cui P imm > Pc min ; - con il colore rosso, le aree servite dalle cabine primarie in situazione di normale esercizio (assetto standard), per cui P imm Pc min > 0,9 * Pn. Queste ultime sono individuate come aree critiche; - con il colore bianco, le altre aree, dove: - area è una provincia o un insieme di comuni o un territorio comunale o una sua parte; - Pc min è la potenza di carico minima, definita come la potenza di carico dell area nel quarto d ora in corrispondenza del picco minimo regionale; - Pn è la somma delle potenze nominali di tutti i trasformatori AT/MT installati nelle cabine primarie cui l area è sottesa; - P imm è la somma delle potenze in immissione richieste, corrispondenti ai preventivi inviati ai richiedenti. Inoltre, entro il 28 febbraio di ogni anno e con riferimento all anno solare precedente, il gestore di rete rende disponibile sul proprio sito internet e trasmette all Autorità l elenco delle sezioni AT/MT delle cabine primarie per le quali è stata riscontrata l inversione di flusso per almeno: - l 1% delle ore annue nella situazione attuale; - il 5% delle ore annue nella situazione attuale. 13
14 4.3 I gestori di rete, qualora ravvisino esigenze di sicurezza, possono prevedere modalità di accesso controllato ai dati di cui al presente articolo. 4.4 Le informazioni di cui al comma 4.2, lettere a) e b), devono essere aggiornate ogni 8 (otto) mesi a decorrere dall 1 luglio 2011; le informazioni di cui al comma 4.2, lettera c), devono essere aggiornate ogni 4 (quattro) mesi a decorrere dall 1 luglio 2011 e ogni 3 (tre) mesi a decorrere dall 1 marzo 2012, qualora non diversamente specificato. 4.5 Le informazioni di cui al comma 4.2 sono vincolanti ai fini dell attivazione dell open season secondo le modalità di cui agli articoli 11 e 24. A tal fine, i gestori di rete sono tenuti a pubblicare tali informazioni con un mese di anticipo rispetto alla data di vigenza, dando evidenza del periodo di validità e della data attesa per il successivo aggiornamento. 4.6 Le imprese distributrici con almeno clienti, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblicano e trasmettono all Autorità e al Ministero dello Sviluppo Economico i propri piani per lo sviluppo delle reti, anche tenendo conto dello sviluppo atteso della produzione di energia elettrica. In particolare, devono essere resi pubblici e trasmessi i piani di realizzazione o potenziamento di linee in alta tensione o cabine primarie di trasformazione AT/MT, oltre che i piani di intervento più significativi relativi alle linee in media tensione, ivi inclusa l eventuale elettrificazione di nuove aree. Articolo 5 Codice identificativo del punto di connessione 5.1 Ai soli ed esclusivi fini di identificare il punto di connessione con il corredo delle proprie informazioni tecniche (in termini di potenza, livello di tensione, ecc.), tutti i punti di connessione sono identificati con il codice POD di cui all articolo 14 del Testo Integrato Settlement. Nel caso di connessioni alla rete di trasmissione nazionale (RTN), Terna richiede all impresa distributrice competente il codice POD da attribuire al nuovo punto di connessione e lo comunica al richiedente ai sensi del comma PARTE II RICHIESTE DI CONNESSIONE Articolo 6 Richiesta di connessione 6.1 Le richieste di nuove connessioni: a) riguardanti una potenza in immissione richiesta inferiore a kw, devono essere presentate dal richiedente all impresa distributrice competente nell ambito territoriale; b) riguardanti una potenza in immissione richiesta superiore o uguale a kw, devono essere presentate dal richiedente a Terna. 6.2 Le richieste di adeguamento di una connessione esistente devono essere presentate dal richiedente: a) a Terna nel caso in cui l impianto di produzione e/o di consumo esistente sia già connesso alla rete di trasmissione; 14
15 b) all impresa distributrice competente per ambito territoriale nel caso in cui l impianto di produzione e/o di consumo esistente sia già connesso alla rete di distribuzione. Qualora il richiedente non coincida con il titolare del punto di connessione esistente, il medesimo richiedente deve disporre di un mandato rilasciato dal soggetto titolare del predetto punto di connessione. 6.3 Le richieste di cui ai commi 6.1 o 6.2 devono recare: a) i dati identificativi del richiedente; b) il valore della potenza in immissione richiesta al termine del processo di connessione, espressa in kw; c) la potenza nominale dell impianto di produzione a cui si riferisce la richiesta di connessione, ovvero il valore dell aumento di potenza dell impianto di generazione elettrica installato; d) in caso di richiesta di adeguamento di una connessione esistente, i dati identificativi del punto di connessione esistente, unitamente alla potenza già disponibile in immissione e alla potenza già disponibile in prelievo; e) la fonte primaria utilizzata per la produzione di energia elettrica; f) la data prevista di avvio dei lavori di realizzazione dell impianto, di conclusione di detti lavori di realizzazione e di entrata in esercizio dell impianto di produzione; g) eventuali esigenze tecniche dell utente della rete che possono influire sulla definizione della soluzione per la connessione; h) un piano particellare dell opera che evidenzi le proprietà dei terreni sui quali l impianto di produzione è destinato ad insistere; i) un documento, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la disponibilità del sito oggetto dell installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica. Tale documento deve indicare almeno i presupposti di tale disponibilità in termini di proprietà o di eventuali diritti di utilizzo. Detta disponibilità non è richiesta laddove la procedura autorizzativa richieda l esistenza di un preventivo per la connessione già accettato; j) nel caso di impianti cogenerativi, l eventuale attestazione del rispetto o meno delle condizioni di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2011, sulla base dei dati di progetto, evidenziando l eventuale rispetto o meno della definizione di impianto di cogenerazione ad alto rendimento di cui al presente provvedimento. Tale attestazione viene effettuata dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; k) nel caso di centrali ibride, l eventuale attestazione del rispetto o meno delle condizioni di cui all articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03, sulla base dei dati di progetto. Tale attestazione viene effettuata dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; l) la documentazione attestante l avvenuto pagamento del corrispettivo per l ottenimento del preventivo di cui al comma 6.6; m) la potenza relativa all alimentazione dei servizi ausiliari, espressa in kw; n) la potenza richiesta in prelievo al termine del processo di connessione, espressa in kw, precisando se tale potenza è relativa alla sola alimentazione degli ausiliari di impianto o anche ad un altro centro di consumo; nei casi in cui la potenza richiesta in prelievo non contempli i servizi ausiliari (o li 15
16 contempli in parte), occorre indicare i punti di connessione diversi attraverso cui avviene l alimentazione dei servizi ausiliari; o) lo schema unifilare, firmato da un tecnico abilitato, relativo alla parte di impianto allo stesso livello della tensione di consegna, ivi compresi i trasformatori dal livello della tensione di consegna ad altri livelli di tensione, nonché i dispositivi rilevanti ai fini della connessione (dispositivo generale, di interfaccia, di generatore; punti di misura di produzione e di scambio) a prescindere dal livello di tensione a cui detti dispositivi e punti di misura appartengono; p) la destinazione d uso dell energia elettrica prelevata (precisando se l energia elettrica prelevata viene unicamente destinata all alimentazione dei servizi ausiliari o anche di altri carichi); nel caso in cui l energia elettrica prelevata non venga esclusivamente utilizzata per l alimentazione dei servizi ausiliari, la tipologia di cliente, evidenziando in particolare se il cliente è domestico; q) la certificazione antimafia ai sensi del d.p.r. n. 252/98, nel caso di potenze in immissione richieste superiori a 1 MW; r) l eventuale suddivisione dell impianto in diverse sezioni per le quali si prevede un entrata in esercizio in tempi differenti; s) nel caso di adeguamento della connessione esistente, la presenza di altri impianti di produzione di energia elettrica connessi alla rete con obbligo di connessione di terzi mediante lo stesso punto di connessione; t) la destinazione commerciale presuntiva dell energia elettrica prodotta (autoconsumo e vendita, vendita esclusiva al netto dell autoconsumo da ausiliari, scambio sul posto, ritiro dedicato); u) l intenzione di richiedere gli incentivi previsti dalle normative vigenti, indicando quali; v) l eventuale esistenza di altri richiedenti con cui potrebbe essere possibile condividere l impianto di rete per la connessione, qualora il richiedente disponga di informazioni; w) l eventuale autorizzazione a fornire i dati di cui al presente comma ad altri richiedenti e/o altri gestori di rete ai fini dell attivazione del coordinamento tra gestori e ai fini dell eventuale condivisione dell impianto di rete per la connessione; x) un recapito fax o di posta elettronica certificata che, qualora non sia disponibile il portale informatico, consenta l invio, da parte del gestore di rete, di comunicazioni che necessitano l immediato ricevimento da parte del richiedente. 6.4 Il richiedente può indicare nella richiesta di connessione un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi al quale il gestore di rete dovrà riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione. 6.5 Terna e le imprese distributrici possono specificare, previa positiva verifica da parte della Direzione Mercati dell Autorità sulla base di specifica richiesta da parte dei predetti soggetti, eventuali ulteriori informazioni rispetto a quelle di cui al comma 6.3 che il richiedente deve fornire all atto della richiesta di connessione. 6.6 Il corrispettivo per l ottenimento del preventivo è pari a: a) 100 euro per potenze in immissione richieste fino a 50 kw; 16
17 b) 200 euro per potenze in immissione richieste superiori a 50 kw e fino a 100 kw; c) 500 euro per potenze in immissione richieste superiori a 100 kw e fino a 500 kw; d) euro per potenze in immissione richieste superiori a 500 kw e fino a kw; e) euro per potenze in immissione richieste superiori a kw. PARTE III CONDIZIONI PER LA CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI IN BASSA E MEDIA TENSIONE Titolo I Condizioni Procedurali Articolo 7 Preventivo e procedure per la connessione 7.1 Il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è pari al massimo a: a) 20 (venti) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste fino a 100 kw; b) 45 (quarantacinque) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 100 kw e fino a kw; c) 60 (sessanta) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a kw. Qualora sia necessaria l effettuazione di un sopralluogo e il richiedente richieda che l appuntamento fissato dal gestore di rete sia rimandato, il tempo intercorrente tra la data proposta dal gestore di rete e la data effettiva del sopralluogo non deve essere conteggiato nel calcolo del tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione. Nel caso in cui la soluzione per la connessione implichi la realizzazione, il rifacimento, l adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione, il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione a disposizione del gestore di rete è incrementato di 15 (quindici) giorni lavorativi qualora il medesimo ne dia comunicazione al richiedente entro le tempistiche di cui alle lettere a), b) o c). Nei casi in cui viene attivato il coordinamento tra gestori di rete, si applica quanto previsto dalla Parte V, Titolo II, anziché il presente comma. 7.2 Il preventivo per la connessione deve avere validità pari a 45 (quarantacinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del medesimo richiedente, del preventivo. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel preventivo potrà essere successivamente preteso dal gestore di rete nei confronti del richiedente per l esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo, fatti salvi gli adeguamenti del corrispettivo di connessione a seguito di eventuali modifiche della soluzione per la connessione derivanti dalla procedura autorizzativa. 17
18 7.3 A seguito della richiesta di cui ai commi 6.1 o 6.2, il gestore di rete esegue una verifica tecnica finalizzata a valutare l impatto sulla rete della potenza in immissione richiesta e trasmette al richiedente un preventivo per la connessione recante: a) la tipologia di lavoro corrispondente alla realizzazione della connessione, distinguendo tra lavori semplici e lavori complessi, come definiti al comma 1.1, lettere t) ed u); b) la STMG per la connessione definita secondo i criteri di cui al comma 3.2, lettera f) e di cui all articolo 8; c) le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione; d) il corrispettivo per la connessione, come definito all articolo 12 o 13, evidenziando le singole voci che lo compongono e indicando al richiedente la parte di tale corrispettivo che il medesimo dovrà versare all atto di accettazione del preventivo e la parte che dovrà versare prima di inviare al gestore di rete la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione; e) l elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell autorizzazione dell impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione, unitamente ad un prospetto informativo indicante l origine da cui discende l obbligatorietà di ciascun adempimento; f) il termine previsto per la realizzazione della connessione, come definito al comma 10.1; g) un codice che identifichi univocamente la pratica di connessione (codice di rintracciabilità) unitamente al nominativo di un responsabile del gestore di rete a cui fare riferimento per tutto l iter della pratica di connessione. A tal fine deve essere comunicato anche un contatto telefonico ed un indirizzo di posta elettronica per poter comunicare col predetto responsabile della pratica; h) nel caso di connessione di impianti da fonti rinnovabili, i riferimenti del gestore di rete ai fini della convocazione del medesimo nell ambito del procedimento unico di cui all articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03; i) il codice POD da utilizzarsi per la gestione e la trasmissione dei dati tecnici relativi al punto di connessione. Nel caso di nuove connessioni viene rilasciato un nuovo codice POD; j) una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente; k) la specifica tecnica sulla misura di cui al comma 3.2, lettera o); l) le responsabilità inerenti il servizio di misura dell energia elettrica prodotta, immessa e prelevata e quali criteri (in termini di posizionamento, accessibilità e caratteristiche) il richiedente debba rispettare nella scelta e nell installazione delle apparecchiature di misura, nel caso in cui il medesimo ne abbia la responsabilità; m) i costi e le modalità di avvalimento del gestore di rete per lo svolgimento delle attività di misura nei casi in cui la responsabilità di una o più attività sia in capo al richiedente; 18
19 n) la modulistica che il richiedente deve utilizzare all atto dell accettazione del preventivo comprensiva delle informazioni relative all applicazione degli articoli 9, 16 e 33; o) nel caso in cui l impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia asservito a più richiedenti, le indicazioni necessarie per poter avviare il coordinamento tra i richiedenti, qualora decidessero di seguire in proprio l iter autorizzativo o la realizzazione della connessione, secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 16; p) l informazione del fatto che l impianto di rete per la connessione, o una sua parte, è già oggetto di realizzazione in proprio da parte di un richiedente come previsto dall articolo 16, eventualmente specificando le tempistiche già concordate con tale soggetto ai sensi del comma 16.2; q) le attività che dovranno essere effettuate parallelamente alla connessione, e in particolare: - la sottoscrizione dei contratti di trasporto e dispacciamento in prelievo e in immissione; - la registrazione in GAUDÌ dell impianto di produzione e delle relative UP; - le comunicazioni da inoltrare ai diversi responsabili al fine di poter concludere l iter effettuando l entrata in esercizio commerciale dell impianto. 7.4 Nei casi di cui al comma 6.4: a) il preventivo deve prevedere la connessione nel punto di rete indicato dal richiedente; b) qualora nel punto di rete indicato dal richiedente non sia possibile effettuare la connessione dell intera potenza in immissione richiesta, il preventivo per la connessione deve indicare la massima potenza in immissione che può essere connessa al predetto punto di rete. In tal caso, il gestore di rete è tenuto ad indicare tutti i motivi e le spiegazioni atte a giustificare il suddetto valore massimo di potenza; c) il gestore di rete può proporre soluzioni alternative, qualora, a suo parere, rispondano alle finalità di consentire la connessione dell intera potenza richiesta e di soddisfare, al tempo stesso, l esigenza di minimizzare la soluzione tecnica per la connessione. 7.5 Il richiedente può chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo entro il termine di cui al comma 7.2. In questi casi, il richiedente, all atto della richiesta di modifica del preventivo, versa al gestore di rete un corrispettivo pari alla metà di quello definito al comma 6.6. Il gestore di rete, entro le medesime tempistiche di cui al comma 7.1 a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica del preventivo. In caso di rifiuto, il gestore di rete è tenuto ad evidenziare le motivazioni. Nel solo caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o impianti cogenerativi ad alto rendimento, qualora il richiedente chieda una modifica del preventivo che comporti una soluzione tecnica per la connessione più costosa di quella inizialmente indicata dal gestore di rete e qualora tale soluzione sia realizzabile, il corrispettivo per la connessione è pari alla somma tra il corrispettivo di cui all articolo 12 inizialmente definito e la 19
20 differenza tra i costi convenzionali di cui all articolo 13 attribuibili alla soluzione scelta dal richiedente e i costi convenzionali di cui all articolo 13 attribuibili alla soluzione tecnica inizialmente indicata dal gestore di rete. 7.6 Qualora il richiedente intenda accettare il preventivo, invia al gestore di rete, entro il termine di validità di cui al comma 7.2, una comunicazione di accettazione del preventivo, corredata da: a) la documentazione attestante il pagamento di quanto previsto all atto di accettazione del preventivo dal comma 7.3, lettera d), e dell eventuale istanza di cui ai commi 9.8 e A tal fine fa fede la data di accettazione del preventivo per la connessione come definita al comma 1.1, lettera e); b) nel caso di impianti di potenza superiore a 20 kw, l eventuale decisione di avvalersi del gestore di rete per il servizio di misura dell energia elettrica prodotta, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione n. 88/07; c) nel caso in cui il punto di connessione debba essere asservito ad un impianto di produzione i cui prelievi saranno finalizzati esclusivamente all attività di produzione di energia elettrica, l eventuale decisione di avvalersi del gestore di rete per l installazione e la manutenzione del misuratore dell energia elettrica immessa e prelevata, nel rispetto di quanto previsto dal Testo Integrato Trasporto. 7.7 Nei casi di cui al comma 6.4, all atto della comunicazione di cui al comma 7.6, il richiedente può optare, rinunciando alla soluzione per la connessione relativa al punto di rete indicato dal medesimo soggetto, per l elaborazione di un nuovo preventivo relativo alla potenza in immissione richiesta. L esercizio di tale opzione è considerato come una nuova richiesta di connessione: a) decorrente dalla predetta data di comunicazione; b) trattata sulla base delle informazioni precedentemente fornite dal richiedente; c) alla quale si applicano le condizioni procedurali, tecniche ed economiche di una normale richiesta di connessione. 7.8 Il preventivo accettato può essere ulteriormente modificato a seguito di imposizioni derivanti dall iter autorizzativo ovvero di atti normativi (anche di carattere regionale), ovvero per altre cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente opportunamente documentabili. In questi casi: - la modifica del preventivo viene effettuata dal gestore di rete a titolo gratuito entro le medesime tempistiche di cui al comma 7.1 a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di modifica; - il corrispettivo per la connessione viene ricalcolato sulla base della nuova STMG, secondo quanto previsto dall articolo 12 nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento e dall articolo 13 in tutti gli altri casi. Per le suddette finalità il gestore di rete invierà la nuova STMG completa di tutte le informazioni previste all articolo 8. Il preventivo accettato può essere altresì modificato nei casi in cui la modifica del preventivo non comporta alterazioni della soluzione tecnica per la connessione o, previo accordo tra il gestore di rete e il richiedente, anche al fine 20
Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 valido per le richieste di connessione presentate a partire dall 1 gennaio 2011 - Versione integrata e modificata dalle deliberazioni ARG/elt 79/08, ARG/elt
MODALITA E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE (MCC)
1/43 Titolo del documento: MODALITA E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE (MCC) 0 Preliminare SETTEMBRE 2010 N REVISIONE DESCRIZIONE MODIFICA APPROVATO DATA 2/43 INDICE
Rev.04 ed. dicembre 2015
MODALITA E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLE RETI ELETTRICHE DI AEM TORINO DISTRIBUZIONE SPA Pagina 1 di 51 INDICE 1. Obiettivo... 4
GUIDA PER LE CONNESSIONI ALLA RETE ELETTRICA DI ENEL DISTRIBUZIONE
Ed. 4.0 - B1/50 SEZIONE B MODALITÀ E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L EROGAZIONE DA PARTE DI ENEL DISTRIBUZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA PER IMPIANTI DI PRODUZIONE 3 B.1 OGGETTO E AMBITO
Ed. 5.0 - B1/53 SEZIONE B MODALITÀ E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L EROGAZIONE DA PARTE DI ENEL DISTRIBUZIONE SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA PER IMPIANTI DI PRODUZIONE 3 B.1 OGGETTO E AMBITO
Pagina 1 di 143 COMUNE DI BENETUTTI AZIENDA ELETTRICA COMUNALE GUIDA PER LE CONNESSIONI ALLA RETE ELETTTRICA COMUNALE
Pagina 1 di 143 COMUNE DI BENETUTTI AZIENDA ELETTRICA COMUNALE GUIDA PER LE CONNESSIONI ALLA RETE ELETTTRICA COMUNALE Pagina 2 di 143 SOMMARIO SEZIONE A GENERALITA' Pag. 7 A.1 OGGETTO Pag. 7 A.2 AMBITO
MODALITA' E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE DI ACEGASAPS PER IMPIANTI DI PRODUZIONE
MODALITA' E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE DI ACEGASAPS PER IMPIANTI DI PRODUZIONE 1. LIVELLO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE Il livello
Eolico di base: tecnica, normativa, ambiente ed esperienza sul campo. Connessioni in rete: Procedure e condizioni economiche
Eolico di base: tecnica, normativa, ambiente ed esperienza sul campo Connessioni in rete: Procedure e condizioni economiche IL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE La Rete elettrica di Trasmissione Nazionale E
Valido dall 1 gennaio 2015
Allegato A TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN ORDINE ALLA REGOLAZIONE DELLE PARTITE FISICHE ED ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (SETTLEMENT) Valido
SEZIONE A GENERALITA 8 A.1 OGGETTO 8 A.2 AMBITO DI APPLICAZIONE 9 A.3 RIFERIMENTI 9 A.4 DEFINIZIONI 11
Ed. 2.1-1/268 SEZIONE A GENERALITA 8 A.1 OGGETTO 8 A.2 AMBITO DI APPLICAZIONE 9 A.3 RIFERIMENTI 9 A.4 DEFINIZIONI 11 SEZIONE B MODALITÀ E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L EROGAZIONE DA PARTE DI ENEL DISTRIBUZIONE
Delibera Autorità energia 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 > Nextville
1 di 50 02/09/2010 10.58 Home / Norme e interpretazioni / Delibere autorità / Energie rinnovabili Delibere autorità Energie rinnovabili versioni disponibili versione coordinata con modifiche vigente oggi
Roma, 24 aprile 2015. Il Ministro: GUIDI IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 24 aprile 2015. Sostituzione del commissario liquidatore della «Opportunità del sagittario piccola società cooperativa a r.l.», in Frosinone. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto
La generazione distribuita: novità regolatorie Solarexpo Fiera di Verona 5 maggio 2011 Direzione Mercati Unità fonti rinnovabili, produzione di energia e impatto ambientale Autorità per l energia elettrica

References: articolo 33
 articolo 33
 articolo 31
 Articolo 1
 Articolo 2
 Articolo 3
 Articolo 4
 Articolo 5
 Articolo 6
 Articolo 7
 Articolo 8
 Articolo 9
 Articolo 10
 Articolo 11
 Articolo 12
 Articolo 13
 Articolo 14
 Articolo 15
 Articolo 16
 Articolo 17
 Articolo 18
 Articolo 19
 Articolo 20
 Articolo 21
 Articolo 22
 Articolo 23
 Articolo 24
 Articolo 25
 Articolo 26
 Articolo 27
 Articolo 28
 Articolo 29
 Articolo 30
 Articolo 31
 Articolo 32
 Articolo 33
 Articolo 34
 Articolo 35
 Articolo 36
 Articolo 36
 Articolo 36
 Articolo 36
 Articolo 36
 Articolo 37
 Articolo 38
 Articolo 39
 Articolo 40
 Articolo 1
 articolo 9
 articolo 9
 articolo 3
 articolo 9
 articolo 5
 Articolo 2
 Articolo 3
 Articolo 4
 articolo 9
 Articolo 5
 articolo 14
 Articolo 6
 articolo 8
 Articolo 7
 articolo 8
 articolo 12
 articolo 12
 articolo 16
 articolo 12
 articolo 13
 articolo 13
 articolo 12
 articolo 13
 articolo 8