Source: https://www.ibr-seminare.de/Seminardetails/die-berechnung-des-entschaedigungsanspruchs-isv-642-bgb-nach-neuer-bgh-rechtsprechung-urteil-vom-30012020-5618.html
Timestamp: 2020-07-07 16:21:51+00:00

Document:
Die Berechnung des Entschädigungsanspruchs i.S.v. § 642 BGB nach neuer BGH-Rechtsprechung (Urteil vom 30.01.2020) - IBR-SEMINARE
NEU Die Berechnung des Entschädigungsanspruchs i.S.v. § 642 BGB nach neuer BGH-Rechtsprechung (Urteil vom 30.01.2020)
Klarheit statt Märchen und Mythen
Der Entschädigungsanspruch i.S.v. §642 BGB blickt in bauvertraglicher Hinsicht auf eine kurze Vergangenheit zurück, die jedoch ausgesprochen lebhaft ist. Wurde mit einem Urteil des BGH aus dem Jahr 1999 die Grundlage für seine Anwendung in VOB/B-Verträgen geschaffen, begann bereits wenige Jahre später eine kontroverse Diskussion, wie dieser Entschädigungsanspruch nun eigentlich zu berechnen ist und für welche Folgen er dem Unternehmer eine angemessene Entschädigung zusprechen soll. Die Frage, ob sich die Entschädigung auf den Zeitraum des Annahmeverzuges beschränkt oder auch die Folgekosten wegen z.B. Preissteigerungen und Bauzeitverlängerung abdecken soll, wurde vom BGH bereits im Jahre 2017 entschieden. Ob die Berechnung nun „von oben“ oder „von unten“ oder wie auch immer erfolgen soll, war bislang jedoch nicht geklärt und wurde in der Fachwelt unterschiedlich gesehen. Nunmehr hat der BGH mit Urteil vom 30.01.2020 klargestellt, wie diese Berechnung zu erfolgen hat.
Das Seminar soll anhand praktischer Beispiele Durchblick über die verschiedenen veröffentlichten Methoden verschaffen und darauf aufbauend und in Bezug auf die nunmehr klaren theoretischen Grundlagen vermitteln, wie der Entschädigungsanspruch zutreffend zu berechnen ist. Es soll vermittelt werden, ob nun eine sog. bauablaufbezogenen Darstellung von Nöten ist oder nicht.
Die historische Entwicklung des Entschädigungsanspruchs
Die Rechtsprechung des BGH und der OLG
Die unterschiedlichen veröffentlichten Berechnungsmethoden
Die Frage, ob eine bauablaufbezogene Darstellung von Nöten ist oder nicht
Kalkulation und Bauablauf im Hinblick auf den Entschädigungsanspruch
Der Zusammenhang von Kalkulation und Bauzeit
Soll-Bauablauf, baubegleitende Ablaufplanung und Disposition von Kapazitäten
Ansprüche aus § 642 BGB richtig berechnen
Die Berechnung in der Theorie auf Grundlage des Urteils des BGH vom 30.01.2020 und der vorangegangenen Urteile
Vereinbarte Vergütung: Soll-Bauablauf und Kalkulation der Vertragspreise vs. aktuell geplanter Bauablauf und aktuell geplanter Einsatz von Kapazitäten
Notwendiger Vortrag zum behinderungsbedingten Bauablauf
Darlegung, Nachweis und Berechnung der nicht ersparte Kosten (Produktionsmittel)
Darlegung, Nachweis und Berücksichtigung von ersparten Kosten und anderweitigem Erwerb
Der Umgang mit den Baustellengemeinkosten, den (unterdeckten) Allgemeinen Geschäftskosten und Wagnis und Gewinn
Die Berechnung anhand praktischer Beispiele
Dienstag, 14.07.2020, 09:30 - 12:45 Uhr

References: § 642
 § 642
 §642
 BGH 
 BGH 
 BGH 
 BGH 
 § 642
 BGH