Source: http://www.prevencerizika.cz/2017/01/26/jak-poznam-kvalitni-plan-bozp-na-stavenisti/
Timestamp: 2018-02-24 23:20:49+00:00

Document:
Jak na kvalitní Plán BOZP na staveništi? – ENVICOM
26.1.2017 11.5.2017 Roman Vlček 0 Comments BOZP, legislativa, Plán BOZP, Vaše dotazy
Dotaz: Jednou z povinností zadavatele stavby dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. je zajištění zpracování Plánu BOZP. Plán může zpracovat pouze Koordinátor BOZP. Kdy je nutno Plán BOZP nechat zpracovat? Jak má zadavatel stavby poznat dobře zpracovaný Plán BOZP a jak nejlépe postupovat při výběru jeho zpracovatele?
Plán BOZP je nutno zpracovat vždy, když budou na staveništi vykonávány práce a činnosti, vystavující pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (blíže příloha č. 5 NV č. 591/2006 Sb.). Dále je nutno zpracování Plánu BOZP zajistit v případě, kdy budou na stavbě s dvěma a více dodavateli překročeny parametry uvedené v §15 odst. 1 zákona č. 309/2066 Sb.:
Plán BOZP je nutno zpracovat již v přípravné fázi stavby, musí vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Během realizace stavby musí být Plán BOZP průběžně aktualizován. Zadavatel stavby, který nezajistí zpracování Plánu BOZP před zahájením prací nebo jeho aktualizaci při realizaci stavby, se vystavuje sankci podle § 17 odst. 2 písm. d) nebo § 30 odst. 2 písm. d) zákona č. 251/2005 Sb. až do výše 400 tis. Kč.
Bohužel je možno se na řadě staveb nadále setkat s „Plány BOZP“, obsahující pouze zkopírované části obecně závazných právních předpisů, nic neříkající obecné povinnosti dodavatele stavby a požadavky bez návaznosti na konkrétní podmínky staveniště, specifická rizika, použitou technologii výstavby, sled prací a harmonogram stavby. Nejhorší variantou při zpracování „Plánu BOZP“ bývá pouhé přepsání identifikačních údajů stavby na opakovaně recyklovaném dokumentu. Takový způsob zpracování dokumentace BOZP představuje obrovské riziko pro všechny účastníky stavby.
Kvalitní a dobře zpracovaný Plán BOZP vždy:
rozsahem a obsahově odpovídá požadavkům přílohy č. 6 aktualizovaného NV č. 591/2006 Sb.
je zpracován pro podmínky konkrétní stavby
zahrnuje postupy prací odpovídající skutečnému rozsahu a charakteru stavby
řeší návaznost, souběh a vzájemné ovlivnění prací jednotlivých dodavatelů
popisuje konkrétní rizika a specifikuje opatření k jejich omezení
odráží specifické podmínky konkrétní stavby (příkladem může být práce více jeřábů, přítomnost sesuvných území, zajištění bezpečných přístupů na pracoviště, stavba za probíhajícího provozu výroby, přítomnost ekologické zátěže či azbestu atd.)
Jak postupovat při vývěru zpracovatele Plánu BOZP a koordinátora BOZP v přípravné fázi stavby? Zcela nezbytné je, aby zadavatel vždy:
ověřit reference koordinátora a zkušenosti jiných investorů s jeho prací, nejlépe dotazem na kontaktní osoby uváděné v referencích
požadoval předložení dříve zpracovaných Plánů BOZP
umožnil podrobné seznámení zpracovatele Plánu BOZP s podmínkami staveniště
předal (pokud možno) kompletní dokumentaci a potřebné informace o stavbě a dodavatelích (dobrý Koordinátor vždy „obtěžuje“ stavebníka a projektanta technickými dotazy a požadavky na podklady)
trval na spolupráci mezi Koordinátorem a projektantem již v době přípravy projektové dokumentace stavby
Takový postup a dobré plánovaní sledu prací nejlépe eliminuje rizika na staveništi a vždy ušetří čas a nemalé finanční prostředky během realizace stavby.
← Legalizace studní bez platného povolení
Vsakování srážkových vod →

References: § 15
 zákona č. 309
 §15
 zákona č. 309
 § 17
 § 30
 zákona č. 251