Source: http://www.bpm-seminare.de/seminare/seminar_nachtrag-bauzeitverzoegerung.php
Timestamp: 2017-05-26 22:30:26+00:00

Document:
Seminar Nachtragskalkulation, Bauzeitverzögerung und Vergütungsansprüche - BPM BauprojektManagement-Seminare
» Zum Seminar-Kalender Fragen? Rufen Sie an: 08 21 / 455 167 0 Wir rufen auch gern zurück: » hier klicken
Bauvertragsrecht | Vergaberecht Bauleitung |
firmemspezifisch Online-Seminare:
lernen via Internet « Home | « Seminarangebot | « Bauleitung, Bauzeit, Nachträge | « Nachtragskalkulation, Bauzeitverzögerung, Vergütungsansprüche Nachtragskalkulation, Bauzeitverzögerung und Vergütungsansprüche Mit Bauzeitverzögerungen und Nachtragsforderungen praktisch und rechtssicher umgehen
Unterschiedliche Bewertungen von Nachtragsforderungen führen immer wieder zu rechtlichen Auseinandersetzungen.
Im Seminar vermitteln Ihnen unsere Referenten rechtssicheres Wissen zu Mehrkostenansprüchen, Nachträgen und Bauzeitverzögerungen praxisnah und klar verständlich. Sie erfahren, gestützt auf praktische Kalkulationsbeispiele, wie Sie Nachträge für Sie optimal kalkulieren, berechnen und prüfen.
... zu Nachträgen, Nachtragskalkulationen und notwendigen Nachweisen.
... um Mehrkostenansprüche erfolgreich einzuschätzen.
... zum richtigen Umgang mit Leistungsänderungen in der Baudurchführung.
... zu Bauablaufstörungen und Bauzeitverzögerung und den damit verbundenen Kosten- und Vergütungskonsequenzen.
... zu Ihren Pflichten (Anzeigepflicht, Bautagebücher, Dokumentation).
wissen Sie, wie sich Leistungsänderungen auf die Baudurchführung auswirken und kennen die Nachtragsformen bei einem VOB/B Vertrag. kennen Sie die Faktoren, die zu Bauzeitverzögerungen führen und die daraus resultierenden Konsequenzen auf die Kosten.
Widersprüchliche, unvollständige, lückenhafte Leistungsbeschreibungen, Rangfolge/Bedeutung der Vertragsbestandteile: z.B. der VOB/C DIN 18299 ff. Wirksame und unwirksame "Vollständigkeitsklauseln" zum Ausschluss von Mehrvergütungsansprüchen Rechtlicher Sinn der (Ur-)Kalkulation für die Prüfung der Auskömmlichkeit und als Grundlage für die Nachtragsverpreisung / Ermittlung der Entschädigung Leistungsänderungen in der Baudurchführung - Nachtragsformen bei einem VOB/B Vertrag
Eigenmacht des Auftragnehmers (§ 2 Abs. 8 VOB/B) Pauschale § 2 Abs. 7 VOB/B
Behinderung / Unterbrechung / Fallgruppen, insbesondere Vergabeverzögerung, Vorunternehmerverzug, Planungsverzug etc. Anzeigepflicht - Bautagebücher - Dokumentation (§ 6 Abs. 1 VOB/B) Pflichten des Auftragnehmers bei Behinderung, § 6 Nr. 3 VOB/B
Vergütung wegen Bauablaufänderung § 2 Abs. 5 VOB/B bzw. § 242 BGB Entschädigung § 642 BGB/Schadensersatz § 6 Abs. 6 VOB/B und Vertragsstrafe § 11 VOB/B Nachweisführung der Mehrkosten
Berlin | Do., 22.06.2017
München | Do., 28.09.2017
Hamburg | Do., 26.10.2017
Berlin | Do., 23.11.2017
Köln | Do., 14.12.2017
» Rechnungsadresse Herr
*Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Pflichtfelder aus. nach oben
» Seminarinhalte (PDF) » Online-Anmeldung
» Anmeldung (PDF) » Referenten » Seminartermine und Orte
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht Christian D. Esch LL.M.
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, Vergaberecht
22.06.2017 Berlin » anmelden 28.09.2017 München » anmelden 26.10.2017 Hamburg » anmelden 23.11.2017 Berlin » anmelden 14.12.2017 Köln » anmelden Seminargebühr
379,61 € Leistungen
dingungen der BPM BauProjektManagement GbR Teilnehmer
(Auf Basis von 139 Bewertungen)
» Das sagen unsere Kunden Kontakt
Fax: 08 21/45 51 67-259 Internet: www.bpm-seminare.de

References: § 2
 § 6
 § 2
 § 242
 § 642
 § 6
 § 11