Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-40890-de-agosto-13-de-2015?documento=legcol&contexto=legcol_5c8c525c3ec8409ba055fb4365eb1e92&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-10 07:00:06+00:00

Document:
RESOLUCIÓN 40890 DE 13 DE AGOSTO DE 2015
CONTENIDO:MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. MODIFICA LA RESOLUCIÓN 40029 DE 2015, EN LO REFERENTE AL PLAN DE EXPANSIÓN DE REFERENCIA GENERACIÓN TRANSMISIÓN 2014-2028.
TEMAS ESPECÍFICOS:ENERGÍA ELÉCTRICA, ENTIDAD PÚBLICA, FUNCIÓN PÚBLICA, GESTIÓN ADMINISTRATIVA, MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
RESOLUCIÓN 40890 DE 2015
“Por la cual se modifica la Resolución 40029 del 9 de enero de 2015 mediante la cual se adoptó el Plan de Expansión de Referencia Generación - Transmisión 2014-2028”.
en uso de las facultades legales y en especial la establecida en el numeral 8 del artículo 5º del Decreto 381 de 2012, y
Que mediante Resolución 40029 de 2015, previas las aprobaciones correspondientes por parte del Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión CAPT, se adoptó el Plan de Expansión de Referencia Generación - Transmisión 2014-2028 propuesto por la UPME, incluyendo en su artículo 1º entre otros proyectos, la conexión de la subestación Valledupar al sistema de transmisión regional mediante la instalación de un transformador 220/110 kV-100 MVA, con fecha de entrada en operación en noviembre de 2016;
Que la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) en comunicación dirigida al Ministerio de Minas y Energía, radicado 2015 052823 de 04-08-2015, solicita la modificación de la fecha propuesta para la entrada en operación de la conexión de la subestación Valledupar al STR, argumentando las siguientes razones:
“[…] Electricaribe manifestó no estar interesado en ejecutar el proyecto, en cumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones MME 90604 de 2014, CREG 024 de 2013 y 093 de 2014, la UPME surtió un primer proceso de selección (convocatoria pública) que debió ser declarado desierto el 7 de abril de 2015 ya que no hubo proponentes, e inició un segundo proceso que también fue declarado desierto el 27 de julio de 2015, toda vez que la propuesta recibida debió ser rechazada en cumplimiento de las reglas de participación […]
Frente a lo anterior, el plazo de ejecución del proyecto se ha venido reduciendo ya que, en los dos procesos mencionados, la fecha de entrada en operación se ha mantenido en noviembre de 2016. No obstante, al proceder con una nueva convocatoria pública, el plazo de ejecución resultaría insuficiente, por lo que se solicita modificar la fecha de entrada en operación para marzo de 2017, garantizando un plazo de ejecución razonable y condiciones para la participación de interesados”;
Que mediante Resolución 181313 de 2002 el Ministerio de Minas y Energía estableció los criterios y la forma para la elaboración del plan de expansión del sistema interconectado nacional, indicando en el ordinal a) del artículo 3º que “El plan de expansión debe ser flexible en el mediano y largo plazo, de tal forma que se adapte a los cambios que determinen las condiciones técnicas, económicas, financieras y ambientales”;
Que con el fin de garantizar el mayor plazo posible para la ejecución del proyecto, se considera prudente otorgar la totalidad de días que integran el mes de marzo, por lo que la prórroga se concede hasta el último día del mes de marzo de 2017;
ART. 1º—Modificar en el inciso 2º del numeral II del artículo 1º de la Resolución 40029 de 2015, la fecha de entrada en operación de la conexión de la subestación Valledupar al STR, la cual quedará así:
“Fecha requerida de puesta en servicio: marzo 30 de 2017”.
ART. 2º—Las demás disposiciones de la Resolución 40029 de 2015, así como del Plan de Expansión de Referencia Generación - Transmisión 2014-2028 no modificadas mediante este u otros actos administrativos, continúan vigentes.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 artículo 5
 Resolución 
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 3
 artículo 1
 Resolución 
 Resolución