Source: http://docplayer.cz/540390-Smlouvu-o-dilo-c-32-013.html
Timestamp: 2016-10-24 19:06:36+00:00

Document:
⭐Smlouvu o dílo č. 32/013
Download "Smlouvu o dílo č. 32/013"
1 Dnešního dne uzavírají Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, Praha 2 IČ: DIČ: není plátcem DPH bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: /0710 Zastoupená: Doc. MVDr. Milanem Malenou, Ph.D., ústředním ředitelem Státní veterinární správy dále jen Objednatel na straně jedné a AQUASOFT, spol. s r. o. Se sídlem: Rubeška 215/1, Praha 9 IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 1 Č. účtu: /0100 Vedená u Městského obchodního soudu v Praze pod C42854 Zastoupená: Ing. Markem Kavanem - jednatelem společnosti dále jen Dodavatel na straně druhé tuto Smlouvu o dílo č. 32/013 Změnové požadavky na odborný informační systém SVS v letech uzavřenou podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o veřejných zakázkách ), (dále jen smlouva ). Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této smlouvě obsažených a s úmyslem být touto smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění smlouvy: Strana 1 (celkem 18)2 1. Smluvní strany 1.1 Objednatel prohlašuje, že je orgánem státní správy zřízeným ze zákona a jakožto takový má právo tuto smlouvu uzavřít. 1.2 Dodavatel prohlašuje, že je společností řádně založenou a existující v souladu s právním řádem České republiky a jakožto takový má právo tuto smlouvu uzavřít. 2. Východiska smlouvy 2.1 Tato smlouva byla uzavřena na základě výzvy Objednatele č. j. SVS/2013/ G k podání nabídky na veřejnou zakázku v rámci jednacího řízení bez uveřejnění ze dne Předmět smlouvy 3.1 Dodavatel se za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje vytvořit a dodat Objednateli sadu změnových požadavků na odborný informační systém SVS v roce (dále jen Dílo ). Tyto požadavky budou vyplývat z aktuálních změn veterinární a potravinářské legislativy EU i ČR. 3.2 Požadavky budou projednávány a schvalovány Řídícím výborem pro IS SVS, který současně určí maximální hodnotu počtu člověkodnů, kterými lze jednotlivou objednávku splnit. Maximální hodnota součtu všech jednotlivých objednávek v rámci veřejné zakázky pro změnové požadavky na roky 2014 a 2015 může činit nejvýše částku uvedenou v ustanovení č. 5 této smlouvy. 3.3 Dílo bude plněno v souladu s Metodikou řízení uvedenou v Příloze č. 1 této smlouvy. 3.4 Objednatel se zavazuje Dílo od Dodavatele řádně převzít a zaplatit za něj cenu sjednanou dle této smlouvy. 4. Kontaktní osoby 4.1 Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o veškerých skutečnostech důležitých pro plnění závazků z této smlouvy. 4.2 Kontaktní osobou Dodavatele ve věcech předmětu plnění této smlouvy je Ing. Marek Reimer, tel: , fax: , Vlastní práce spojené s předmětem plnění této smlouvy mohou být vykonávány dalšími pracovníky Dodavatele, dle potřeb a rozhodnutí kontaktní osoby Dodavatele. 4.3 Kontaktní osobou ze strany Objednatele je RNDr. Oldřich Valcl, CSc., tel: , Výkonu práv a povinností Objednatele se mohou zúčastnit i další zaměstnanci Objednatele. 4.4 Smluvní strany se zavazují v průběhu plnění předmětu této smlouvy neměnit kontaktní osobu bez závažných důvodů. V případě změny kontaktní osoby je strana, která kontaktní osobu změnila, povinna písemně a neprodleně informovat o této skutečnosti druhou smluvní stranu. 5. Cena a platební podmínky 5.1 Celková nejvýše přípustná cena za plnění předmětu smlouvy definovaného v článku 3 této smlouvy činí ,-Kč bez DPH, (slovy: čtyři miliony korun českých), Strana 2 (celkem 18)3 tj ,-Kč včetně DPH (slovy: čtyři miliony osm sto čtyřicet tisíc korun českých). Výše DPH činí ,-Kč (slovy: osm sto čtyřicet tisíc korun českých), tj. 21%. 5.2 Celková částka bude pro rok 2014 činit ,- Kč bez DPH (slovy: dva miliony korun českých), tj ,-Kč včetně DPH (slovy: dva miliony čtyři sto dvacet tisíc korun českých). Výše DPH činí ,-Kč (slovy: čtyři sto dvacet tisíc korun českých), tj. 21% a pro rok 2015 rovněž ,- Kč bez DPH (slovy: dva miliony korun českých), tj ,-Kč včetně DPH (slovy: dva miliony čtyři sto dvacet tisíc korun českých). Výše DPH činí ,-Kč (slovy: čtyři sto dvacet tisíc korun českých), tj. 21%. 5.3 Cena za jeden člověkoden je ve výši ,-Kč bez DPH, (slovy: třináct tisíc sedm set korun českých), tj Kč včetně DPH (slovy: šestnáct tisíce pět set sedmdesát sedm korun českých). Výše DPH činí 2 877Kč (slovy: dva tisíce osm set sedmdesát sedm korun českých), tj. 21%. 5.4 Změna celkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu plnění smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. 5.5 Cena předmětu plnění bude hrazena po dodání celého Díla plnění na základě oboustranně podepsaných předávacích protokolů. Platba bude probíhat na základě daňového dokladu (faktury) vydaného Dodavatelem na jeho účet, který je uveden v záhlaví této smlouvy. 5.6 Daňový doklad musí obsahovat číslo jednací smlouvy, číslo účtu Dodavatele a všechny údaje uvedené v ustanovení 28 odstavci 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a v ustanovení 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění. Platby za poskytnuté plnění budou realizovány bezhotovostním převodem. Daňový doklad je považován za proplacený okamžikem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. 5.7 V ceně je zahrnuta cena za všechny služby a dodávky poskytované Dodavatelem podle této smlouvy, jakož i veškeré další náklady nezbytné k splnění všech povinností Dodavatele dle této smlouvy. 5.8 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že Dodavatel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti 21 dnů. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou. 6. Práva a povinnosti smluvních stran 6.1 Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o veškerých skutečnostech důležitých pro plnění závazků ze smlouvy. 6.2 Dodavatel je povinen seznámit se s veškerými písemnými podklady, které obdržel nebo obdrží od objednatele, a písemně si vyžádat doplňující písemné podklady. 6.3 V případě, že Dodavatel nepoužije předané písemné podklady k plnění předmětu smlouvy nebo je již k plnění nepotřebuje, je povinen podklady vrátit Objednateli. 6.4 Objednatel se zavazuje předat Dodavateli podklady pro řádné plnění jeho závazků z této smlouvy a dále je Objednatel povinen umožnit pracovníkům Dodavatele přístup k zařízení a do prostor potřebných pro plnění předmětu smlouvy Dodavatelem. Objednatel je povinen určit a zajistit odpovídající technické zařízení a zajistit přístup do svého sídla Dodavateli k implementaci a zprovoznění případných dílčích plnění. Strana 3 (celkem 18)4 6.5 Pokud Objednatel nebude v součinnosti s Dodavatelem a nezajistí Dodavateli podmínky uvedené v předchozím bodě, vyhrazuje si Dodavatel právo na změnu termínu plnění. 6.6 Objednatel se zavazuje za podmínek stanovených smlouvou převzít předmět plnění smlouvy nebo jeho definovanou část a zaplatit dohodnutou cenu. 7. Termín a místo plnění 7.1 Dodavatel se zavazuje předat Objednateli Dílo do Dílo bude plněno v provozovně Dodavatele a v sídle Objednatele. 7.3 Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo Objednatele a všechny jí řízené organizace v rámci ČR. 8. Záruka za jakost 8.1 Dodavatel garantuje na toto dílo záruku v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců ode dne převzetí příslušné části díla Objednatelem. Dodavatel může vyhovět žádosti Objednatele o prodloužení záruční doby v případech, kdy Objednatel nemohl z objektivních důvodů příslušnou část předmětu plnění testovat nebo provozovat okamžitě po převzetí. 8.2 Objednatel je povinen oznámit vady vzniklé v záruční době Dodavateli formou doporučeného dopisu bez zbytečného odkladu na adresu Dodavatele nebo prokazatelným způsobem předat v písemné podobě zodpovědné osobě pověřené Dodavatelem. 8.3 Vady, které vzniknou v záruční době, je Dodavatel povinen odstranit na své náklady. 9. Ochrana informací 9.1 Objednatel se zavazuje k mlčenlivosti o veškerých skutečnostech, o kterých se dověděl na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou a které byly Dodavatelem prokazatelně označeny za obchodní tajemství dle 17 obchodního zákoníku 9.2 Dodavatel zachová mlčenlivost o osobních údajích osob činných v rámci objednatele, o technickém vybavení Objednatele, jakož i o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s plněním předmětu smlouvy a záručního servisu dověděl. 9.3 S vědomím Objednatele je Dodavatel oprávněn poskytnout informace jiným Dodavatelům Dodavatele. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši ,-Kč za každý jednotlivý případ porušení. 9.4 Obě smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost až do doby, kdy se předmětné informace stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti. 9.5 Za porušení mlčenlivosti se nepovažuje, je-li smluvní strana povinna předmětnou informaci sdělit na základě zákonem stanovené povinnosti. 9.6 Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na účinnost nebo platnost této smlouvy. 10. Sankce 10.1 V případě prodlení Objednatele s placením faktury je Dodavatel oprávněn požadovat úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 142/1994 Sb. kterým se stanoví Strana 4 (celkem 18)5 výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů V případě prodlení Dodavatele s termínem plnění předmětu Smlouvy má Objednavatel právo uplatňovat úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 142/1994 Sb. kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Žádná ze smluvních stran není zodpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním závazků druhé strany Úhrada smluvní pokuty nevylučuje právo uplatnění náhrady škody, která prokazatelně vznikla při plnění závazků Smlouvy. 11. Podmínky užívání Díla 11.1 Dnem předání Díla Objednatel nabývá právo užívat Dílo pro svoji potřebu bez jakýchkoliv dalších licenčních poplatků nebo jiných plateb nad rámec dohodnuté ceny Díla. Právo Objednatele užívat Dílo je trvalé a bez jakýchkoliv omezení Objednatel je povinen užívat Dílo v souladu s ustanoveními této smlouvy, platným právním řádem a zásadami poctivého obchodního styku Objednatel není oprávněn odstraňovat, měnit, zakrývat nebo jakýmkoliv jiným způsobem zasahovat do autorskoprávních, či jiných označení umístěných nebo uložených na Díle, nebo jakýchkoliv jejich částech, včetně veškeré písemné dokumentace, která je součástí Díla. 12. Zvláštní ujednání 12.1 V případě změny právní subjektivity některé ze smluvních stran je tato povinna uvedenou skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu druhé straně a zajistit plnou transformaci závazků, vyplývajících z této smlouvy, na nástupnický subjekt Dodavatel má právo uvádět předmět plnění jako referenci vůči třetím stranám. Objednatel není povinen na základě práva Dodavatele dle předchozí věty předávat třetím osobám jakékoli informace vztahující se k tomuto Dílu a k Dodavateli. Při uvádění tohoto Díla jako referenčního nesmí Dodavatel poškodit jméno Objednatele. 13. Odstoupení od smlouvy 13.1 Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v případě, že je Objednatel přes písemné upozornění opakovaně v prodlení s poskytnutím součinnosti nezbytné pro plnění předmětu smlouvy V případě, že Dodavatel odstoupí od smlouvy podle bodu 13.1 je Objednatel povinen zaplatit Dodavateli prokazatelně vynaložené náklady související s plněním předmětu smlouvy Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je Dodavatel i přes písemné upozornění opakovaně v prodlení s plněním předmětu smlouvy ujednaného v článku 3. Sankce za prodlení Dodavatele jsou stanoveny v článku Odstoupení je účinné po dni doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Strana 5 (celkem 18)6 14. Práva třetích osob 14.1 Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění dle smlouvy nebude zatížen právy třetích osob, ze kterých by pro Objednatele vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve prospěch třetích stran V opačném případě Zhotovitel ponese veškeré důsledky takovéhoto porušení práv třetích osob. 15. Rozhodné právo 15.1 Závazkové vztahy se řídí ve smyslu 262 obchodního zákoníku tímto zákonem Při rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazkových vztahů založených smlouvou, mezi Objednavatelem a Dodavatelem, budou místně a věcně příslušné soudy České republiky Případné spory neřešené touto smlouvou se budou řešit v souladu s příslušnými ustanoveními výzvy, nabídky a obchodního zákoníku. 16. Závěrečná ustanovení 16.1 Smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: Příloha č. 1 Metodika řízení Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech článcích této smlouvy připojují své podpisy. V Praze dne: V Praze dne: Za Objednatele Doc. MVDr. Milan Malena, Ph. D. ústřední ředitel Státní veterinární správy Za Dodavatele Ing. Marek Kavan jednatel společnosti Strana 6 (celkem 18)7 PŘÍLOHA Č. 1 Metodika řízení Metodika řízení definuje přístup k řízení samotnému i k ostatním činnostem realizovaným v rámci. Aplikování tohoto přístupu je předpokladem pro úspěšné splnění cílů a klíčových parametrů (rozsah, termín, pracnost). Dodavatel při řízení tohoto bude uplatňovat metodiku vycházející z mezinárodních norem (ČSN ISO 10006:2004 Systémy managementu jakosti Směrnice pro management jakosti projektů) a doporučení mezinárodního standardu PMBOK (Project Management Body of Knowledge) a kompetenčního modelu IPMA (IPMA Competence Baseline) s možností přizpůsobení organizační struktuře Objednatele a jeho systému řízení. Metodika řízení bude projednána, doplněna, upravena a schválena oběma stranami na první pracovní schůzce výkonného výboru (VVP). Později může být tato metodika doplněna nebo změněna pouze dohodou v rámci VVP nebo dodatkem smlouvy. Schválení nové verze metodiky bude dokumentováno v zápisu z VVP. Aktuální verze metodiky řízení bude publikována na projektovém portálu. Procesy projektového řízení a životní cyklus Metodika Dodavatele definuje procesy projektového řízení, které jsou zařazené do následujících skupin (kategorií) dílčích procesů probíhajících v jednotlivých fázích. Procesy zahájení - oficiální autorizované potvrzení. Procesy plánování - definování a redefinování cílů a výběr nejlepšího z alternativních postupů činností k jejich dosažení. Procesy provedení - řízení zdrojů a koordinace projektových prací k provedení plánu. Procesy kontroly monitorování postupu, identifikace odchylek od původních plánů, přijetí nápravných opatření, přezkoumání, že projektové cíle byly naplněny. Procesy uzavření - formální akceptace a dovedení jej do řádného konce. BPMN Procesy Zahájení Plánov ání Prov edení (řízení a koordinace prací) Monitorov ání a kontrola Uzav ření Většina dílčích procesů a činností probíhajících v jednotlivých procesních skupinách je iterativních. V různé míře se mohou v rámci životního cyklu překrývat, mohou být vztaženy k celému, ale i k jeho etapě nebo fázi. Strana 7 (celkem 18)8 Úroveň aktivity Zahájení Plánování Provedení Monitorování a kontrola Uzavření Start Čas Konec Životní cyklus (ŽC) se skládá z fází. Konkrétní fáze závisí na povaze (věcném předmětu ) a jeho rozsahu, v případě NOVIS - Zvěřina např. Globální analýza a návrh, implementace a zavedení modulu do používání, atp. Procesy zahájení Typické činnosti zahájení jsou následující: Zahájení komunikace se zástupci Objednatele. Zpracování souhrnné definice (návrh realizačního ), její prezentace Objednateli a společné odsouhlasení. Sestavení týmu pro zahájení Zorganizování zahajovacího (kick-off) mítinku - prezentace návrhu realizačního, odborných a technologických schopností Objednateli, získání podpory zástupců Objednatele pro projekt. Stanovení organizační struktury a obsazení řídících rolí. Vytvoření plánu řízení projektové dokumentace a nastavení plánu komunikace. Součástí je založení projektové knihovny - v případě NOVIS - Zvěřina půjde o zřízení projektového portálu jako sdíleného úložiště klíčových projektových dokumentů. Procesy plánování Cílem plánování je zpřesnění výstupů z předchozí fáze strukturování globálního cíle do dílčích položek a konkrétních výstupů, rozdělení pracovních produktů do dílčích částí, definice vnitřních rozhraní subsystémů, příprava metodik a inventarizace potřebných znalostí a dovedností, identifikace potřebných zdrojů a definice rizik a předpokladů omezení jejich dopadů. Proces plánování projektových prací sestává z následujících činností: Vytvoření podrobného rozpisu prací (WBS) Strana 8 (celkem 18)9 Vytvoření časového harmonogramu Plánování a alokace zdrojů Mimo výše uvedené procesy plánování zahrnují vytvoření ostatních částí plánu, jako jsou: plán řízení kvality a plánu řízení rizik. Procesy provedení Procesy provedení závisejí na povaze předmětu. V případě NOVIS - Zvěřina jde v převážném případě o vývoj SW nebo o služby s vývojem SW související (služby softwarového inženýrství, podpora a údržba softwarových produktů), které se řídí se metodikou vývoje aplikačního software. O procesech provedení se někdy hovoří rovněž jako o řízení předmětu. Proces řízení předmětu (jako součást procesů provedení projektových prací), v případě vývoje aplikačního SW, sestává z následujících činností: Globální analýza a globální návrh (GAN) Proof of concept Programování (implementace) Testování Zavedení do používání Dílčí činnosti podrobně popisuje Metodika vývoje a implementace. Úzce souvisejícími procesy jsou: Procesy kontroly Release Management (Management uvolnění) Change Management (Management změn) Incident Management (Management incidentů) Monitorování a kontrola se soustředí na zjišťování skutečného postupu vůči jeho plánu a přijímání veškerých nezbytných opatření pro včasnou nápravu. Proces monitorování a kontroly začíná již v okamžiku, kdy je projekt zahájen a kdy jsou čerpány jeho náklady. Úplná kontrola je však prováděna až po schválení plánu a započetí realizačních prací. Obsahem monitorování a kontroly je sbírání poznatků a stavu a měření jeho postupu vzhledem k původnímu plánu a následná distribuce souvisejících informací všem zainteresovaným stranám, pokud je to pro projekt nezbytné. Důležitou součástí procesu je řízení změn, jako reakce na změnové požadavky, které mohou v průběhu přicházet od různých Dodavatelů (zástupců zainteresovaných stran) vazba na procesy provedení. Další důležitou součástí, rovněž s vazbou na procesy provedení, jsou činností související s přípravou a zajištěním akceptace výstupů Objednatelem. Proces kontroly sestává z následujících činností: Monitorování postupu. Podávání zpráv o stavu. Řízení změn v. Zajištění akceptace výstupů. Strana 9 (celkem 18)10 Procesy uzavření Uzavření probíhá organizovaným a řízeným způsobem. Jsou archivovány informace ze sledování a veškerá projektová dokumentace a výstupy. Jsou přezkoumány a uzavřeny všechny smluvní vztahy a identifikovány zbylé otevřené problémy, včetně návrhu jejich řešení. Nedílnou součástí uzavření je jeho vyhodnocení. Součástí vyhodnocení je přezkoumání spokojenosti Objednatele s realizací. Typické činnosti v rámci uzavření jsou: Uzavření plánu a jeho vyhodnocen. Přezkoumání spokojenosti Objednatele s realizací - hodnotí se spokojenost pracovníků Objednatele s přístupem pracovníků Dodavatele a to, do jaké míry byly naplněny stanovené cíle. Uzavření smluvních vztahů: o identifikace zbylých otevřených problémů (formou přezkoumání kontraktu a seznamu problémů a jejich řešení), o uzavření seznamu problémů a jejich řešení, o získání finální akceptace, o iniciace finálních plateb (fakturace), o uzavření finančních procedur. Uzavření plánu komunikace organizace závěrečného mítinku, za účasti zástupců všech zainteresovaných stran. Vydání oznámení o ukončení. Archivace projektové dokumentace. Vybrané procesy řízení Monitorování postupu V rámci monitorování postupu je prováděno měření (zjištěných stavových hodnot ), hodnocení (jakou měrou skutečné hodnoty naplňují plánované hodnoty) a korekce (opatření pro korekci případných odchylek). Důraz je kladen na kontrolu tří dimenzí trojimperativu (předmětu, časového harmonogramu a rozpočtu). Součástí je rovněž kontrola kvality a monitorování a kontrola rizik. Základní dílčí činnosti monitorování postupu jsou: aktualizace stavu plnění úkolů jednotlivými členy týmu, sledování plnění k stanovenému datu tj. na ukončené (příp. dodané) výstupy úkolů, analýza odchylek proti plánu (v rámci kontrolních schůzek), plánování alternativ a přizpůsobení, návrhy kompenzačních opatření (v rámci kontrolních schůzek - vazba na řízení rizik a řízení změn). Nedílnou součástí monitorování postupu je kontrola předmětu. Ta probíhá v rámci tematických kontrolních schůzek (schůzky a prezentace vztahující se k věcnému plnění předmětu ). Je důležitou aktivitou z pohledu postupného plnění dílčích cílů. Kontrola časového harmonogramu podává informace o tom, zda se realizační proces pohybuje v souladu s časovým harmonogramem. Strana 10 (celkem 18)11 Na základě zjištěných odchylek lze usuzovat na možné výhledy a varianty budoucího vývoje a případně spustit příslušné mechanismy procesu řízení rizik. Důležitým předpokladem pro uvedené činnosti je vytvoření efektivního systému podávání zpráv. Podávání zpráv o stavu Podávání zpráv o stavu se řídí plánem komunikace, který je součástí celkového plánu. Dodavatel průběžně informuje Objednatele o stavu a průběhu, o realizovaných a plánovaných činnostech, o problémech a rizicích na příslušné řídící úrovni (ŘVP, VVP, pracovní týmy). Řízení změn v Řízení změn probíhá ve všech fázích od jeho iniciace po fázi uzavření, jeho výstupy jsou schválené změnové požadavky, které jsou pokynem ke změnám souvisejících oblastí a spouštějí nové cykly plánovacích procesů. Klasifikace změn: Změny 1. třídy mají dopad do smluvních vztahů mohou změnit cíle, jeho rozsah, harmonogram, rozpočet nebo jiné charakteristické vlastnosti, které jsou specifikovány ve smlouvě. Změny 2. třídy změny, které neovlivňují základní charakteristiky je nutné je ale předložit, vyhodnotit a posoudit, aby nebyly opomenuty možné vlivy na ostatní části. Proces řízení změny: Požadavky na změny identifikují jednotlivé projektové týmy. Za Dodavatele přijímá požadavek na změnu vedoucí, hlavní architekt nebo hlavní analytik. Požadavky na změnu musí být formulovány písemně, musí obsahovat specifikaci návrhu změny, zdůvodnění a posouzení vztahů a souvislostí k zadaným cílům nebo k výstupům. Vedoucí Dodavatele požadavky eviduje (na projektovém portálu nebo v zápisech z VVP). Vedoucí Dodavatele ověří, zda požadavek na změnu: není nad rámec smlouvy nebo schválené dokumentace, je realizovatelný stanoví náročnost realizace, nemá dopad na harmonogram, případně neohrozí konečný termín předání díla; VVP projednává jednotlivé požadavky následujícím způsobem: o rozhoduje o schválení nebo zamítnutí požadavku na změnu, o rozhoduje o termínu realizace (prioritách), o rozhoduje o způsobu realizace (kdy a jak bude změna aplikována, nasazena), o rozhoduje o změně harmonogramu dílčích činností v souvislosti s požadavkem na změnu, o rozhoduje o způsobu krytí případných více-prací v souvislosti s požadavkem na změnu na projektové úrovni (pracovní tým, řídící tým, řídící komise ). Strana 11 (celkem 18)12 Pokud požadavek na změnu není na projektové úrovni schválen, požadavek je odmítnut nebo odložen nebo v případě rozporu mezi oběma stranami je eskalován na ŘVP. Výsledek projednání se zaznamená do zápisu z jednání VVP. Projednávání souhrnných informací o požadavcích na změnu tvoří jeden z bodů pravidelných jednání VVP. Řízení rizik Pravidelným bodem jednání VVP bude přezkoumání identifikovaných rizik, a to především proto, aby si pracovníci projektových týmů na straně Objednatele i Dodavatele byli vědomi identifikovaných rizik a zohlednili je při práci na. Riziko může identifikovat libovolný člen projektového týmu ze strany Objednatele i Dodavatele. Identifikovaná rizika se pravidelně projednávají na úrovni VVP a jsou evidována na projektovém portálu nebo v zápisech z jednání VVP. V případě rizik s velkou závažností projednává rizika ŘVP. Proces řízení rizik sestává z následujících kroků: analysis Řízení rizik Identifikace rizik Analýza rizik a stanovení priorit Plánování rizik Monitorování rizik a podávání zpráv Kontrola rizik Poučení se z rizik Identifikace rizik Plánování rizik Kontrola rizik Konec procesu Analýza rizik a stanovení priorit Monitorování rizik a podávání zpráv Poučení se z rizik Začátek procesu Identifikace rizik dovoluje týmu a ostatním zainteresovaným stranám objevit riziko dříve než by mohlo nepříznivě ovlivnit projekt. Analýza rizik transformuje odhady dat týkající se konkrétních projektových rizik získaných v průběhu identifikace do podoby, kterou tým může použít pro rozhodování ohledně nastavení priorit. Nastavení priorit umožňuje týmu vyčlenit projektové zdroje pro řízení nejdůležitějších rizik. Plánování rizik přebírá informace z analýzy rizik a používá je k tvorbě strategie, plánů a opatření, které jsou začleněny do standardních denních činností projektového řízení jako součást standardních úkolů týmů. Plánování rizik se stává součástí plánování. Monitorování rizik sleduje stav konkrétních rizik a postup v plánech a opatřeních k jejich zmírnění. Zahrnuje rovněž monitorování pravděpodobnosti, dopadu a ostatních parametrů rizika, které se mohou měnit a které ovlivňují prioritu rizika a související plány. Podávání Strana 12 (celkem 18)13 zpráv zprostředkovává týmu a ostatním zainteresovaným stranám informace o stavu rizik a jejich řízení. Kontrola rizik je činnost, v rámci které se provádějí opatření nouzového plánu a podávají se o stavu provádění těchto opatření zprávy. Kontrola rizik rovněž může iniciovat žádosti o změnu v, v případě, že opatření nouzového plánu mají dopad na rozsah, zdroje nebo časový harmonogram. Poučení se z rizik formalizuje a zaznamenává nabyté zkušenosti z řešení rizik pro opětovné využití. Řízení kvality Řízení kvality je zajišťováno několika způsoby: interním procesem Dodavatele zajišťujícím kontrolu kvality v průběhu celého cyklu ve smyslu zajištění kvality řídích procesů, standardů, procedur a hlavních výstupů, průběžným monitoringem stavu vývoje. Dodavatel souhlasí s prováděním kontroly kvality nezávislou společností a její zapojení do procesu implementace. Řídící struktura Řídící struktury jsou definovány za účelem efektivního rozložení organizačních, řídících a výkonných činností mezi jednotlivé členy projektového týmu na straně Objednatele i Dodavatele. Řídící a organizační strukturu tvoří: Řídící výbor zahajuje projekt, ukončuje projekt, řeší eskalované otázky z nižších úrovní řízení především z úrovně výkonného výboru, Výkonný výbor hlavní platforma pro řídící činnosti v rámci, Pracovní a akceptační tým tým specificky zaměřený na řešenou problematiku (věcnou oblast, proces, technologie atd.), který je současně odpovědný za připomínkování a akceptaci výstupů z a za akceptační testování. Řídící výbor (ŘVP) Řídící výbor je tvořen zástupci jmenovanými vrcholovým vedením Objednatele a Dodavatele. Má minimálně 4 stálé členy: Ředitel za stranu Objednatele Ředitel za stranu Dodavatele Vedoucí Dodavatele Vedoucí Objednatele ŘVP zajišťuje nejvyšší strategickou úroveň rozhodování, rozhoduje o případech eskalovaných z úrovně výkonného výboru, které se nepodařilo vyřešit na nižších úrovních. Rozhoduje na základě podkladů vypracovaných ostatními týmy. Řeší zásadní otázky týkající se splnění či nesplnění hlavních záměrů jako celku. ŘVP akceptuje dílo jako celek dle rozsahu smlouvy. ŘVP schvaluje změny smluvních ustanovení, především schvaluje změny v, které mají dopad na časový (dílčí etapy), finanční anebo věcný rozsah plnění dle smlouvy. Přijímá opatření a definuje další postup v případě krizových stavů. Jednání ŘVP může být iniciováno řediteli a vedoucími (na straně Objednatele i Dodavatele). Jednání ŘVP nejsou pravidelná. Strana 13 (celkem 18)14 Výkonný výbor (VVP) Výkonný výbor je základní řídící strukturou, která má za úkol zajistit soulad postupu prací na se schváleným věcným a časovým plánem. VVP má minimálně následující členy: Vedoucí Dodavatele Vedoucí Objednatele VVP ověřuje výstupy jednotlivých fází a akceptuje dílčí etapy. Vyhodnocuje harmonogram a postup prací. Přijímá potřebná opatření pro splnění cílů a řídí poskytování součinnosti Objednatele. Projednává a schvaluje změny v v rámci platné smlouvy. Změny smluvních podmínek předkládá ke schválení řídícímu výboru. VVP jedná na pravidelných schůzkách 1x týdně, není-li na úrovni VVP stanoveno jinak. Konkrétní termíny, místo jednání a další pravidla jsou předmětem prvního jednání VVP. Jednání VVP se mohou účastnit podle potřeby i další zástupci Objednatele, a to pravidelně či pouze pro potřeby projednání specifického tématu, avšak vždy se souhlasem vedoucího Objednatele. Jednání VVP se mohou účastnit podle potřeby i další zástupci Dodavatele, a to pravidelně či pouze pro potřeby projednání specifického tématu, avšak vždy se souhlasem vedoucího Dodavatele. Minimální agenda pravidelného jednání VVP: Projednání stavu plnění harmonogramu (zhodnocení realizovaných prací, plán na následující období) Kontrola plnění úkolů za období od předchozího jednání Odsouhlasení dokumentů/návrhů připravených pracovními týmy Řízení změn - průběžné vyhodnocování změn a ostatních připomínek k rozsahu. Výstupem je specifikace (zpřesnění) zadání nebo specifikace nových požadavků nad rámec zadání, Projednání Zprávy o stavu, Zprávy o splnění jednotlivých požadavků a Závěrečné zprávy Pracovní a akceptační tým Pracovní tým je dočasná či trvalá struktura s jasně přiděleným rozsahem úkolů nebo řešení vymezené věcné oblasti. Pracovní tým je definován na úrovni VVP. Složení týmu se může v různých fázích dle potřeby obměňovat. O změně složení pracovního týmu rozhoduje VVP. Pracovní tým je složen minimálně z garanta věcné oblasti na straně Objednatele a analytika (či jiné projektové role) ze strany Dodavatele. Dále se pracovní tým skládá z klíčových uživatelů definovaných garantem. Pracovní tým je také odpovědný za: Připomínkování dokumentů předávaných v rámci systému Testování a akceptační testování systému v různém stádiu vývoje (testování prototypu, funkční testování, akceptační testování) Komunikace v rámci Komunikace v rámci se bude řídit následujícím plánem komunikace, který bude upřesněn, zejména pokud jde o konkrétní termíny a časy schůzek. Strana 14 (celkem 18)15 Komunikační rozhraní Komunikační rozhraní v vychází z principu jednotných komunikačních a kontaktních míst (single point of contact). Za projektový tým Dodavatele jej primárně představuje Vedoucí Dodavatele. Za stranu Objednatele je to Vedoucí Objednatele. Na komunikaci se, s pověřením výše uvedených rolí, podílejí pracovníci zastávající vedoucí role v týmu Dodavatele a za stranu Objednatele pracovníci, kteří byli ustanoveni do VVP. Přiřazení rolí jednotlivým pracovníkům a jejich vzájemné představení proběhne oficiálně při příležitosti zahajovacího (kick-off) mítinku. Frekvence schůzek Jednání ŘVP: Jednání VVP: Jednání projektových týmů: operativně, dle potřeby. 1 x týdně. 1 x týdně. Komunikační položky Položka komunikace Popis Účel Frekvence Určeno komu Odpovědnost Seznam úkolů a jejich řešení Zápis z porady ŘVP Zápis z porady VVP Zápis z porady projektového týmu Zápis z konzultace Dle šablony datum, popis, přiděleno, stav, cílové datum Řešení eskalovaných problémů a rizik Úkoly (předpoklady, omezení, rizika a změny spojené s plněním projektových prací), další informace Diskutování úkolů (přetrvávající úkoly, splněné úkoly, nové úkoly), další informace, datum příští porady Obsah konzultací s pracovníky SVS Souhrnný přehled úkolů a nevyřešených problémů v Vrcholová rozhodnutí v Pro účely návazných jednání VVP a řízení Pro účely návazných porad projektového týmu Zaznamenání a vzájemné potvrzení informací jako podklad pro řešení projektových úkolů Týdně Operativně dle potřeby Týdně Týdně Operativně dle potřeby VVP, ŘVP Umístěno na projektovém portálu ŘVP + ostatní zainteresované strany Umístěno na projektovém portálu VVP, ŘVP Umístěno na projektovém portálu Pracovníci projektového týmu VVP, Pracovníci projektových týmů Vedoucí Dodavatele Vedoucí Dodavatele Vedoucí Dodavatele Vedoucí Dodavatele Předem určený pracovník (řídící konzultaci) Strana 15 (celkem 18)16 Položka komunikace Dodávané výstupy Předávací protokol Protokol o akceptaci Dotazník spokojenosti zákazníka Projektové role Popis Účel Frekvence Určeno komu Odpovědnost Obsah projektových prací Dle šablony Dle šablony Dle šablony Plnění specifikací, monitorování Předání výstupů projektových prací Akceptace projektových prací Získání zpětné vazby Ředitel za Objednatele Dle časového HMG Dle časového HMG Dle časového HMG Na konci VVP, ŘVP Umístěno na projektovém portálu VVP, ŘVP Umístěno na projektovém portálu VVP, ŘVP Umístěno na projektovém portálu VVP, ŘVP Umístěno na projektovém portálu Pracovníci projektového týmu (dle charakteru výstupu) Vedoucí Dodavatele Vedoucí Dodavatele Vedoucí Dodavatele Ředitel Objednatele je zodpovědný zejména za vrcholové řízení na straně Objednatele. V rámci své kompetence odpovídá především za řešení eskalovaných problémů z nižších úrovní řízení v rámci řídícího výboru. Ředitel za Objednatele je oprávněn podepisovat předávací a akceptační protokoly pro celkovou akceptaci díla za Objednatele. Ředitel za Dodavatele Ředitel Dodavatele je zodpovědný zejména za vrcholové řízení na straně Dodavatele. Odpovídá především za řešení eskalovaných problémů z nižších úrovní řízení v rámci řídícího výboru. Ředitel za Dodavatele je oprávněn podepisovat předávací a akceptační protokoly pro celkovou akceptaci díla za Dodavatele. Vedoucí za Objednatele Vedoucí Objednatele je zodpovědný zejména za: Řízení a koordinaci ze strany Objednatele. Plánování a koordinace činnosti pracovních týmů (garantů věcných oblastí). Kontrola přidělených úkolů, odpovědnost za jejich splnění v termínu. Koordinace časových možností garantů (řešení časových kolizí s jinými pracovními úkoly). Definování (změna) garantů. Součinnost ze strany pracovníků Objednatele, především garantů (jejich přípravu na schůzky pracovních týmů a za splnění úkolů definovaných schůzkami pracovních týmů). Zajištění nezbytné součinnosti třetích stran, obzvláště dodavatelů stávajících informačních systémů a externích subjektů, s jejichž systémy má být realizováno rozhraní. Strana 16 (celkem 18)17 Zastřešení věcného obsahu a koncepce (business, funkční a ostatní požadavky) systému za Objednatele. Má kompetencí určovat jednotlivé věcné oblasti, jejich náplň, rozsah, výstupy a vztahy. Předávání podkladů a poskytování součinnosti ze strany Objednatele. Realizaci přidělených úkolů na úrovni VVP. Koordinaci požadavků na vyvíjený systém z jednotlivých pracovních týmů a oblastí, řešení případných nekonzistencí v požadavcích na systém, rozhodování o náročnosti a prioritách. Koordinaci oponentury jednotlivých výstupů garanty oblasti (připomínkování, testování, akceptační testování, školení, workshopy). Formální schvalování a potvrzování dílčích výstupů. Informování o stavu a postupu směrem k zainteresovaným stranám. Vedoucí je oprávněn podepisovat předávací a akceptační protokoly k jednotlivým dílčím plněním. Vedoucí za Dodavatele Vedoucí Dodavatele (projektový manažer) je zodpovědný zejména za taktické řízení : Definování a změnu projektového týmu Dodavatele. Plánování a jeho etap. Realizaci přidělených úkolů na úrovni VVP. Přípravu agendy jednání VVP a zpracování zápisů z jednání VVP. Aplikaci rozhodnutí VVP a ŘVP a schválených řídících dokumentů (smlouvy, harmonogramu ) při realizaci. Předložení Zprávy o stavu, Zprávy o splnění jednotlivých požadavků etapy (přírůstku) a Závěrečné zprávy a jejich předkládání na VVP. Dále odpovídá za operativní řízení a koordinaci ze strany Dodavatele. Zpracování podkladů pro plánování prací a koordinace činnosti projektového týmu Dodavatele v souladu s plánem a harmonogramem. Kontrola přidělených úkolů, odpovědnost za jejich splnění v termínu. Koordinace kapacit Dodavatele (řešení časových kolizí s jinými pracovními úkoly). Koordinace činností a výstupů pracovních týmů v rámci. Zpracování podkladů pro Zprávy o stavu a Závěrečné zprávy a jejich předkládání na VVP. Identifikace rizik a uplatnění přijatých nápravných opatření. Součinnost ze strany pracovníků Dodavatele (jejich přípravu na schůzky pracovních týmů a splnění úkolů definovaných schůzkami pracovních týmů). Garant věcné oblasti Garant věcné oblasti je vedoucím pracovního týmu za stranu Objednatele. Strana 17 (celkem 18)18 Garant zná řešenou věcnou oblast, příslušnou legislativu, interní předpisy, pravidla, postupy, současnou praxi i její aplikační podporu, její úzká místa a problémy. Garantuje přenos všech pro systém relevantních informací na pracovníky Dodavatele v rámci schůzek pracovního týmu a předávaných podkladů a jejich jednoznačný výklad (interpretaci, vysvětlení). Garant odpovídá zejména za definici a schválení cílů řešení souvisejících s garantovanou oblastí a za definici a schválení funkčních požadavků na vyvíjený systém včetně jejich doplňujících vlastností. Garant odpovídá za přípravu a provedení funkčních a akceptačních testů systému nebo jeho části v rozsahu vymezené věcné oblasti. Účastní se všech schůzek daného pracovního týmu. Na schůzku si může přizvat potřebný počet spolupracovníků v dané oblasti. Stále je ale jedinou odpovědnou osobou za domluvené závěry. Garant schvaluje zápisy z jednání pracovního týmu. Garant oblasti odpovídá za splnění úkolů v domluveném rozsahu a čase definovaných na schůzce pracovního týmu, které směřují na Objednatele. Garant je odpovědný za přípravu potřebných podkladů a znalostí na schůzku (tj. je připraven na jednání dle avizované agendy schůzky pracovního týmu). Garant oblasti odpovídá za přenos rozhodnutí o způsobu řešení požadavků jednak na akceptační tým a na klíčové uživatele, jednak na všechny koncové uživatele příslušné části systému (příprava na zkušební a rutinní provoz). Účastní se školení klíčových a koncových uživatelů. Garant věcné oblasti musí mít dostatečnou pravomoc rozhodovat o funkcionalitě systému pro danou oblast a dostatečnou pravomoc prosadit akceptovaný systém do užívání. Garant věcné oblasti je členem akceptačního týmu Objednatele. Klíčoví uživatelé Klíčoví uživatelé jsou garantem věcné oblasti nebo vedoucím Objednatele vybraní budoucí koncoví uživatelé, kteří jsou pro své znalosti věcné problematiky a zkušenosti s příslušnými oblastmi řešení zapojeni do : Jako členové pracovních týmů se účastní analýzy systému a na testování v různých fázích. Jako členové akceptačního týmu se účastní akceptace předávaných dokumentů a akceptačního testování. Vybraní klíčoví uživatelé jako interní školitelé/lektoři. Strana 18 (celkem 18) Zobrazit více
Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396 Více bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )
SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu Více Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně Více Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o
Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní Více ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222 Více EU peníze středním školám
MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO Více VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva Více Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek
Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět Více Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém
Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky Více ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP 1. Základní informace...1 1.1. Předmět (název) zakázky...1 1.2. Způsob zadání zakázky...1 1.3. Více P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y
JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení Více OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb
OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb obchodní společnosti Poski.com s.r.o. (dodavatel) se sídlem 28. října 1584/281, Ostrava Mariánské Hory, 709 00, IČ:27791505, Více Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní Více MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE
MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení Více VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek Více VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB
Článek 1 Vymezení pojmů (1) Ceníkem se rozumí ceník Certifikačních služeb. (2) Certifikační autoritou se rozumí systém, který na základě požadavků předaných registrační autoritou vydává nebo zneplatní Více Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ: Více CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení
Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Více Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických Více OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST
OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 16. 3. 2015 Počet stran 208 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI... Více I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování Více Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace pro zadání na služby dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky: Hodnocení implementačního systému Více Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací
Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti Více Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a Více VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ ÚČINNOST OD: 15. 1. 2014 Štěpán MALEČ -RECOM Obránců míru 1259, Strakonice 386 01 tel.: 380 421 900, fax: 380 421 901 Více SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY
SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník Více Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů
Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Datum vydání: září 2008 Datum aktualizace: prosinec 2012 Obsah Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací Více Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

References: zákona č. 513
 zákona č. 235
 zákona č. 513
 zákona č. 137
 zákona č. 127
 zákona č. 137
 zákona č. 89