Source: https://www.scribd.com/document/135870338/1-4-Requerimientos-Para-La-Gestion
Timestamp: 2018-01-21 07:43:48+00:00

Document:
-REQUERIMIENTOS PARA LA GESTIÓN
En esta parte de ingeniería del software: Un enfoque practico, estudiamos las técnicas de gestión necesarias para planificar, organizar, supervisar y controlar proyectos de software. ¿Como se debe gestionar el personal, el proceso y el problema durante un proyecto de software? ¿Que son las métricas de software y como pueden emplearse para gestionar un proyecto de software y el proceso de software? ¿Cómo generar un equipo de software estimaciones fiables del esfuerzo costes y duración del proyecto? ¿Que técnicas pueden emplearse para evaluar formalmente los riesgos que pueden tener impacto en el éxito del proyecto? ¿Cómo seleccionar un gestor de proyectos de software el conjunto de tareas del proyecto de ingeniería de software? ¿Cómo se crear la plantación temporal de un proyecto? ¿Cómo se define la calidad para que pueda ser controlada? ¿Qué es la garantía de calidad del software? ¿Por qué son tan importantes las revisiones técnicas formales? ¿Cómo se gestiona los cambios durante el desarrolle de software de computadora y después de entregarlo al cliente?
1.4.1 EL ESPECTRO DE LA GESTION
La gestión eficaz de un proyecto de software se centra en las cuatro P’s: personal, producto, proceso y proyecto. El orden no es arbitrario. El gestor que se olvida de que el trabajo de ingeniería del software es un esfuerzo humano intenso nunca tendrá éxito en la gestión de proyectos. Un gestor que no fomenta una minuciosa comunicación con el cliente al principio de la evolución del proyecto se arriesga a construir una elegante solución para un problema equivocado. El administrador que presta poca atención al proceso corre el riesgo de arrojar métodos técnicos y
aumentar. diseño de la organización y del trabajo y desarrollo cultural y de espíritu de equipo. que guía a las organizaciones en la creación de un proceso de software maduro. Sin esta información. Los objetivos identifican las metas generales del proyecto sin considerar cómo se conseguirán (desde el punto de vista del cliente).-PROCESO. es imposible definir unas estimaciones razonables (y exactas) del coste. 3.Un proceso de software proporciona la estructura desde la que se puede establecer un detallado plan para el desarrollo del software. desplegar y retener el talento necesario para mejorar su capacidad de desarrollo de software. intenta abordar estas características de una manera cuantitativa.PERSONAL. y. El modelo de madurez de gestión de personal define las siguientes áreas clave prácticas para el personal que desarrolla software: reclutamiento.-PRODUCTOS. una subdivisión realista de las tareas del proyecto o una planificación del proyecto asequible que proporcione una indicación fiable del progreso. el «factor humano» es tan importante que el Instituto de Ingeniería del Software ha desarrollado un Modelo de madurez de la capacidad de gestión de personal (MMCGP) para aumentar la preparación de organizaciones del software para llevar a cabo las cada vez más complicadas aplicaciones ayudando a atraer. esta actividad empieza como parte del proceso de ingeniería del sistema o del negocio y continúa como el primer paso en el análisis de los requisitos del software. De hecho.Antes de poder planificar un proyecto. motivar. Un pequeño número de actividades estructurales se puede aplicar a todos los proyectos de . La necesidad de contar con personal para el desarrollo del software altamente preparado y motivado se viene discutiendo desde los años 60. se deberían establecer los objetivos y el ámbito del producto.. El gestor que emprende un proyecto sin un plan sólido arriesga el éxito del producto Durante la gestión de un proyecto de software es importante tener el enfoque claro sobre las cuatro P’s: 1. retribución. En muchos casos. entrenamiento. selección.. más importante. El desarrollador de software y el cliente deben reunirse para definir los objetivos del producto y su ámbito.herramientas eficaces al vacío. funciones y comportamientos que caracterizan al producto. se deberían considerar soluciones alternativas e identificar las dificultades técnicas y de gestión. se consideran soluciones alternativas. El ámbito identifica los datos primarios. desarrollo de la carrera. El MMCGP es compañero del modelo de madurez de la capacidad software. una valoración efectiva del riesgo. gestión de rendimiento.. Más adelante en este capítulo se consideran aspectos asociados a la gestión de personal y estructuras para proyectos de software. 2.Una vez que se han entendido los objetivos y el ámbito del producto.
Las actividades protectoras son independientes de las estructurales y tienen lugar a lo largo del proceso. nuestra proporción de fracaso de proyecto permanece más alto del que debería ser. Lo más importante que se puede hacer por un proyecto es seleccionar el personal. gestión de la configuración del software y medición cubren el modelo de proceso.PERSONAL En un estudio publicado por el IEEE se les preguntó a los vicepresidentes ingenieros de tres grandes compañías tecnológicas sobre el factor más importante que contribuye al éxito de un proyecto de software. supervisar y controlar el proyecto. hitos.software. sin tener en cuenta su tamaño o complejidad.4. Aunque la proporción de éxito para los proyectos de software ha mejorado un poco. . comprender los factores del éxito críticos que conducen a la gestión correcta del proyecto y desarrollar un enfoque de sentido común para planificar. de que preparo buena gente y de que proporciono el entorno en el que los buenos profesionales puedan producir. es la gente. VP 3: La única regla que tengo en cuanto a la gestión es asegurarme de que tengo buenos profesionales gente realmente buena-. Finalmente. las actividades protectoras tales como garantía de calidad del software.. En 1998.2. Diferentes conjuntos de tareas-tareas.-PROYECTO. productos del trabajo y puntos de garantía de calidad permiten a las actividades estructurales adaptarse a las características del proyecto de software y a los requisitos del equipo del proyecto.Dirigimos los proyectos de software planificados y controlados por una razón principal es la única manera conocida de gestionar la complejidad. 1. los datos de la industria del software indicaron que el 26 por 100 de proyectos de software fallaron completamente y que el 46 por 100 experimentaron un desbordamiento en la planificación y en el coste. diría que no son las herramientas que empleamos. Para evitar el fracaso del proyecto. VP 2: El ingrediente más importante que contribuyó al éxito de este proyecto fue tener gente lista pocas cosas importan en mi opinión. Y todavía seguimos esforzándonos. 4. un gestor de proyectos de software y los ingenieros de software que construyeron el producto deben eludir un conjunto de señales de peligro comunes. El éxito de la organización de desarrollo del software está muy asociado con la habilidad de reclutar buenos profesionales.. Respondieron de la siguiente manera: VP 1: Supongo que si tuviera que elegir lo más importante de nuestro entorno de trabajo.
LOS JEFES DE EQUIPO La gestión de un proyecto es una actividad intensamente humana. La habilidad para motivar (con un «tira y afloja») al personal técnico para que produzca conforme a sus mejores capacidades. Y sin embargo. sin embargo.Ciertamente. desde los veteranos vicepresidentes al más modesto profesional del software.-Clientes. Para ser eficaz.4. que interaccionan con el software una vez que se ha entregado para la producción.1 LOS PARTICIPANTES El proceso del software (y todos los proyectos de software) lo componen participantes que pueden clasificarse en una de estas cinco categorías: 1. Los gestores argumentan (como el grupo anterior) que el personal es algo primario. hay individuos que terminan en la gestión de proyectos y se convierten en gestores de proyecto accidentales. que deben planificar.2. 2. como dice Edgemon. Desafortunadamente y con demasiada frecuencia. En esta sección examinamos los participantes que colaboran en el proceso del software y la manera en que se organizan para realizar una ingeniería del Software eficaz. 3. 1. pero los hechos desmienten a veces sus palabras. Motivación.-Profesionales. organizar y controlar a los profesionales que realizan el trabajo de software. 5. damos este aspecto por descontado. motivar. 4. que especifican los requisitos para la ingeniería del software y otros elementos que tienen menor influencia en el resultado. Y. el equipo del proyecto debe organizarse de manera que maximice las habilidades y capacidades de cada persona.Simplemente no tienen la mezcla adecuada de capacidades del personal. que proporcionan las capacidades técnicas necesarias para la ingeniería de un producto o aplicación.-Gestores superiores. y por esta razón. que definen los aspectos de negocios que a menudo tienen una significativa influencia en el proyecto. los profesionales competentes del software a menudo no son buenos jefes de equipo. todos nosotros. .-Gestores (técnicos) del proyecto.-Usuarios finales. éste es un testimonio convincente sobre la importancia del personal en el proceso de ingeniería del software. Y este es el trabajo del jefe del equipo.
1. Un gestor eficiente de un proyecto de software puede diagnosticar los aspectos técnicos y de organización más relevantes. Resolución del problema. la organización del personal directamente involucrado en un nuevo proyecto de software está dentro del ámbito del gestor del proyecto. Sin embargo. la coordinación es responsabilidad del gestor del software que puede que tenga otros seis proyectos de los que preocuparse.2. Un buen gestor de proyectos debe tomar las riendas. Un gestor de proyecto eficiente debe ser capaz de «leer» a la gente. EL EQUIPO DE SOFTWARE Existen casi tantas estructuras de organización de personal para el desarrollo de software como organizaciones que se dedican a ello. Dotes de gestión. Las consecuencias prácticas y políticas de un cambio de organización no están dentro del alcance de las responsabilidades del gestor de un proyecto de software.2. La habilidad para amoldar procesos existentes (o inventar unos nuevos) que permita al concepto inicial transformarse en un producto final. aplicar las lecciones aprendidas de anteriores proyectos a las nuevas situaciones. tiene lugar relativamente poco trabajo conjunto.. y demostrar a través de sus propias acciones que no se penalizará si se corren riesgos controlados.n individuos son asignados a m diferentes tareas funcionales. Ideas o innovación.4. Para optimizar la productividad de un equipo de proyecto. estructurar una solución sistemáticamente o motivar apropiadamente a otros profesionales para que desarrollen la solución.Organización. debe ser capaz de entender señales verbales y no verbales y reaccionar ante las necesidades de las personas que mandan esas señales. 1. Debe tener confianza para asumir el control cuando sea necesario y la garantía para permitir que los buenos técnicos sigan sus instintos. Las siguientes opciones pueden aplicarse a los recursos humanos de un proyecto que requiere n personas trabajando durante k años. Incentivos por logros. La habilidad para motivar al personal para crear y sentirse creativos incluso cuando deban de trabajar dentro de los límites establecidos para un producto o aplicación de software particular. un gestor debe recompensar la iniciativa y los logros. Para bien o para mal. . mantenerse lo suficientemente flexible para cambiar la gestión si los intentos iniciales de resolver el problema no dan resultado. el organigrama no puede cambiarse fácilmente. Influencia y construcción de espíritu de equipo. El gestor debe mantener el control en situaciones de gran estrés.
a cada equipo se le asignan una o más tareas funcionales. la coordinación entre los equipos es responsabilidad de un gestor del software. se puede nombrar un líder al efecto. Más bien. También hay comunicación vertical a lo largo de la jerarquía de control. La mejor estructura de equipo depende del estilo de gestión de una organización.. Este equipo de ingeniería del software tiene un jefe definido que coordina tareas específicas y jefes secundarios que tienen responsabilidades sobre subtareas. pero la implementación de soluciones se reparte entre subgrupos por el jefe de equipo.-La dificultad del problema que hay que resolver . Las decisiones sobre problemas y los enfoques se hacen por consenso del grupo. Mantei sugiere tres organigramas de equipo genéricos.n individuos se organizan en t equipos. La comunicación entre los miembros del equipo es horizontal. la coordinación es controlada por el equipo y por el gestor del proyecto de software. Un equipo de software debe estar organizado de la siguiente manera: Descentralizado controlado (DC). Descentralizado democrático (DD). se nombran coordinadores de tareas a corto plazo y se sustituyen por otros para diferentes tareas. La comunicación entre subgrupos e individuos es horizontal.. cada equipo tiene una estructura específica que se define para todos los equipos que trabajan en el proyecto. Este equipo de ingeniería del software no tiene un jefe permanente. La resolución de problemas sigue siendo una actividad del grupo. 3.2. La comunicación entre el jefe y los miembros del equipo es vertical. Mantei describe siete factores de un proyecto que deberían considerarse cuando se planifica el organigrama de equipos de ingeniería del software: 1. Centralizado controlado (CC).n individuos son asignados a m diferentes tareas funcionales (m<n) de manera que se establecen «equipos informales. El jefe del equipo se encarga de la resolución de problemas a alto nivel y la coordinación interna del equipo. sus niveles de preparación y la dificultad general del problema. el número de personas que compondrá el equipo.
-El tiempo que el equipo estará junto (tiempo de vida del equipo) 4. estos equipos tienen más probabilidades de éxito en la resolución de problemas complejos. Constantine sugiere cuatro «paradigmas de organización» para equipos de ingeniería del software: . Como el rendimiento de un equipo es inversamente proporcional a la cantidad de comunicación que se debe entablar.-La rigidez de la fecha de entrega 7. Puesto que el equipo DC es centralizado para la resolución de problemas.-El tamaño del programa(s) resultante(s) en líneas de código o puntos de función 3. pero estos datos tienen mucho que ver con las actividades específicas de garantía de calidad que aplica el equipo. El tiempo que los miembros del equipo vayan a vivir juntos afecta a la moral del equipo. por tanto. Los equipos descentralizados requieren generalmente más tiempo para completar un proyecto que un organigrama centralizado y al mismo tiempo son mejores cuando se precisa una gran cantidad de comunicación. El organigrama de equipo DD se aplica mejor a problemas con modularidad relativamente baja. Por tanto.-El grado en que el problema puede ser modularizado 5. donde se pueden formar fácilmente subgrupos. Los equipos CC y DC producen menos defectos que los equipos DD. tanto el organigrama de equipo DC como el de CC pueden aplicarse con éxito para problemas sencillos. Se ha descubierto que los organigramas de equipo tipo DD producen una moral más alta y más satisfacción por el trabajo y son. Losorganigramas CC o DC funcionan bien cuando es posible una modularidad alta (y la gente puede hacer cada uno lo suyo). La estructura DD es la mejor para problemas difíciles.-El grado de sociabilidad (comunicación) requerido para el proyecto Los equipos descentralizados generan más y mejores soluciones que los individuales.-La calidad requerida y fiabilidad del sistema que se va a construir 6. buenos para equipos que permanecerán juntos durante mucho tiempo. los proyectos muy grandes son mejor dirigidos por equipos con estructura CC o DC. debido a la gran cantidad de comunicación que se necesita.2.
1.4. Cuando se requiere innovación o avances tecnológicos.-El paradigma sincronizado se basa en la compartimentación natural de un problema y organiza los miembros del equipo para trabajar en partes del problema con poca comunicación activa entre ellos. • • el modelo secuencia1 lineal el modelo de prototipo . El problema es seleccionar el modelo de proceso apropiado para la ingeniería del software que debe aplicar el equipo del proyecto.-El paradigma abierto intenta estructurar a un equipo de manera que consiga algunos de los controles asociados con el paradigma cerrado. pero pueden no tener un rendimiento tan eficiente como otros equipos. 2. desarrollo y soporte son aplicables a todo software.1. Los organigramas de equipo de paradigma abierto son adecuados para la resolución de problemas complejos.-Un paradigma cerrado estructura a un equipo con una jerarquía tradicional de autoridad (similar al equipo CC). pero probablemente sean menos innovadores cuando trabajen dentro de un paradigma cerrado. pero también mucha de la innovación que tiene lugar cuando se utiliza el paradigma aleatorio..PROCESOS Las fases genéricas que caracterizan el proceso de software definición. El trabajo se desarrolla en colaboración. Estos equipos trabajan bien cuando producen software similar a otros anteriores. con mucha comunicación y toma de decisiones consensuadas y con el sello de los equipos de paradigma abierto. los equipos de paradigma aleatorio son excelentes.-El paradigma aleatorio estructura al equipo libremente y depende de la iniciativa individual de los miembros del equipo. Pero estos equipos pueden chocar cuando se requiere un «rendimiento ordenado».3. 3. Anteriormente se estudió una gran gama de paradigmas de ingeniería del software. 4.
(2) las características del producto en sí. empieza la descomposición del proceso. y (3) el entorno del proyecto en el que trabaja el equipo de software. Asuma que la organización ha adoptado el siguiente conjunto de actividades estructurales . se debe crear un plan completo reflejando las tareas requeridas a las personas para cubrir las actividades estructurales.• • • • • • • • el modelo DRA el modelo incremental el modelo en espiral el modelo en espiral WINWIN el modelo de desarrollo basado (ensamblaje) en componentes el modelo de desarrollo concurrente el modelo de métodos formales el modelo de técnicas de cuarta generación El gestor del proyecto debe decidir qué modelo de proceso es el más adecuado para (1) los clientes que han solicitado el producto y la gente que realizará el trabajo. el equipo define entonces un plan de proyecto preliminar basado en un conjunto de actividades estructurales. Cuando se selecciona un modelo de proceso. Todas las funciones que se deben tratar dentro de un proceso de ingeniería por el equipo de software deben pasar por el conjunto de actividades estructurales que se han definido para una organización de software. MADURACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO La planificación de un proyecto empieza con la maduración del producto y del proceso. Una vez establecido el plan preliminar. Es decir.
tareas requeridas para construir. Evaluación del cliente.Comunicación con el cliente.tareas requeridas para establecer la obtención de requisitos eficiente entre el desarrollador y el cliente. Planificación. Ingeniería.tareas requeridas para obtener información de la opinión del cliente basadas en la evaluación de las representaciones de software creadas durante la fase de ingeniería e implementadas durante la fase de instalación. instalar y proporcionar asistencia al usuario (por ejemplo: documentación y formación).tareas requeridas para construir una o más representaciones de la aplicación.tareas requeridas para definir los recursos. DESCOMPOSICIÓN DEL PROCESO Un equipo de software debería tener un grado significativo de flexibilidad en la elección del paradigma de ingeniería del software que resulte mejor para el proyecto . probar. Construcción y entrega. Análisis del riesgo. la planificación temporal del proyecto y cualquier información relativa a él.tareas requeridas para valorar los riesgos técnicos y de gestión.
Similarmente. planificación. Una vez que se ha elegido el modelo de proceso. Si la fecha límite está tan próxima que no va a ser posible entregar toda la funcionalidad. Pero las tareas de trabajo reales sí varían.incluso para modelos concurrentes o de ensamblaje de componentes. En todos los casos. 3. ¿Cómo vamos a realizar esta actividad ECP? Por ejemplo. para modelos iterativos e incrementales. el modelo apropiado es el DRA (en inglés RAD). análisis de riesgo. la estructura común de proceso (ECP) se adapta a él. 5. un pequeño proyecto. 1. El ECP es invariable y sirve como base para todo el trabajo de software realizado por una organización. nuevas tecnologías.puede adaptarse al paradigma. . para modelos de evolución e . el ECP estudiado anteriormente en este capítulo comunicación con el cliente. potencialidad de reutilización) llevarán a la selección de otros modelos de proceso.y de las tareas de ingeniería del software que conforman el modelo de proceso una vez elegido. una estrategia incremental puede ser lo mejor.-Reunirse con el cliente para resolver los aspectos que se han de clarificar. requiere las siguientes tareas para la actividad de comunicación con el cliente.-Modificar el alcance del proyecto cuando se requiera. Si hay límites de tiempo muy severos y el problema se puede compartimentar mucho. clientes difíciles. construcción.-Desarrollar conjuntamente una exposición del ámbito del proyecto. Funcionará para modelos lineales. relativamente simple.-Revisar el alcance del proyecto con todos los implicados. Un proyecto relativamente pequeño similar a otros que se hayan hecho anteriormente se debería realizar con el enfoque secuencia1 lineal.: requisitos inciertos. entrega y evaluación del cliente. Representan una descomposición del problema apropiado para proyectos pequeños relativamente sencillos. La descomposición del proceso comienza cuando el gestor del proyecto pregunta. 4.-Desarrollar una lista de aspectos que se han de clarificar. proyectos con otras características (p. Estos acontecimientos pueden ocurrir en un periodo de menos de 48 horas. 2. ej. ingeniería.
Realizar la reunión. Revisar todas las mini-especificaciones para comprobar su corrección. Ambos proyectos realizan la actividad estructural que denominamos comunicación con el cliente. 3. 1.Ahora. Desarrollar conjuntamente mini-especificaciones que reflejen la información. 4. consideremos un proyecto más complejo que tenga un ámbito más amplio y un mayor impacto comercial.-PROYECTO Para gestionar un proyecto de software con éxito. la ausencia de ambigüedades. 9. Revisar la petición del cliente. 5.4. En un excelente documento sobre proyectos de software. 7. John Reel define diez señales que indican que un proyecto de sistemas de información está en peligro. debemos comprender qué puede ir mal (para evitar esos problemas) y cómo hacerlo bien. 6. 8.4. función y características de comportamiento del software. Un proyecto como ése podría requerir las siguientes tareas para la actividad de comunicación con el cliente. su consistencia. 2. pero el equipo del primer proyecto lleva a cabo la mitad de tareas de ingeniería del software que el segundo. Realizar una investigación para definir soluciones propuestas y enfoques existentes. Revisar ese documento general con todo lo que pueda afectar. . Ensamblar las mini-especificaciones en un documento de alcance del proyecto. 10. Planificar y programar una reunión formal con el cliente. Preparar un «documento de trabajo» y una agenda para la reunión formal. Modificar el documento de alcance del proyecto cuando se requiera. 1.
Los gestores [y los desarrolladores] evitan buenas prácticas y sabias lecciones. el gestor del proyecto debe proporcionar incentivos para conseguir una rotación del personal mínima. El equipo del proyecto carece del personal con las habilidades apropiadas. Se pierden los patrocinadores [o nunca se obtuvieron adecuadamente]. La gente del software no comprende las necesidades de los clientes. autoridad y tecnología necesaria para realizar el trabajo. ¡Suficiente negatividad! ¿Cómo actúa un gestor para evitar los problemas señalados anteriormente? Reel [REE99] sugiere una aproximación de sentido común a los proyectos de software dividida en cinco partes. Además. el progreso se sigue mientras se realizan los productos del trabajo (por ejemplo. Los cambios están mal realizados. Empezar con el pie derecho. Para mantenerse. 4. Mantenerse. Se refuerza construyendo el equipo adecuado y dando al equipo la autonomía. 3. el equipo debería destacar la calidad en todas las tareas que desarrolle y los gestores veteranos deberían hacer todo lo posible por permanecer fuera de la forma de trabajo del equipo. 8. 10. Esto se realiza trabajando duro (muy duro) para comprender el problema a solucionar y estableciendo entonces objetivos y expectativas realistas para cualquiera que vaya a estar involucrado en el proyecto. Seguimiento del Progreso. Para un proyecto de software. especificaciones. 7. 2. Las fechas de entrega no son realistas.1. Muchos proyectos no realizan un buen comienzo y entonces se desintegran lentamente. el proceso . La tecnología elegida cambia. El ámbito del producto está definido pobremente. conjuntos de casos de prueba) y se aprueban (utilizando revisiones técnicas formales) como parte de una actividad de garantía de calidad. Los usuarios se resisten. 9. código fuente. Las necesidades del negocio cambian [o están mal definidas] 6. 5.
y guardar los datos obtenidos en formato escrito. las decisiones del gestor del proyecto y del equipo de software deberían seguir siendo sencillas. identifique y elimine entonces riesgos obvios. evite personalizar interfaces cuando estén disponibles aproximaciones estándar. asigne más tiempo del que pensaba necesitar para tareas arriesgadas o complejas (necesitará cada minuto). Establecer un mecanismo consistente para extraer sabias lecciones de cada proyecto. reunir y analizar métricas del proyecto de software y realimentar con datos de los miembros del equipo y de los clientes. . Tomar Decisiones Inteligentes. utilice software del mismo comercial o componentes de software existentes. Siempre que sea posible. Evaluar la planificación real y la prevista.del software y las medidas del proyecto pueden ser reunidas y utilizadas para evaluar el progreso frente a promedios desarrollados por la organización de desarrollo de software. En esencia. Realizar un Análisis “Postmortem” (después de finalizar el proyecto).
Documents Similar To 1.4 Requerimientos Para La Gestion
Planificacion_y_gestion
01-Errores Comunes traducido
El rol del Analista Funcional en equipos ágiles - Taringa!
SISTEMA KARINA
2 Proyecto de Software 12013
2 IA-Unidad-1
Planificacion de Un Sitio Web 1

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución