Source: http://docplayer.it/690707-Rif-fasc-567-2011-oggetto-lavori-per-la-realizzazione-del-nuovo-centro-congressi-eur-s-p-a-stazione-appaltante-eur-s-p-a.html
Timestamp: 2016-10-28 00:56:29+00:00

Document:
⭐Rif. Fasc. 567/2011 Oggetto: Lavori per la realizzazione del Nuovo Centro Congressi EUR S.p.A.. Stazione appaltante: EUR S.p.A.
Rif. Fasc. 567/2011 Oggetto: Lavori per la realizzazione del Nuovo Centro Congressi EUR S.p.A.. Stazione appaltante: EUR S.p.A.
Download "Rif. Fasc. 567/2011 Oggetto: Lavori per la realizzazione del Nuovo Centro Congressi EUR S.p.A.. Stazione appaltante: EUR S.p.A."
Bianca Quaranta
1 DELIBERAZIONE N. 11 Adunanza del 23 aprile 2014 Rif. Fasc. 567/2011 Oggetto: Lavori per la realizzazione del Nuovo Centro Congressi EUR S.p.A.. Stazione appaltante: EUR S.p.A. IL CONSIGLIO Vista la relazione della Direzione Generale Vigilanza Lavori, Servizi e Forniture; Considerato in fatto EUR S.p.A. ha bandito, nel periodo tra il 1998 ed il 2000, un concorso internazionale di architettura per la progettazione preliminare del Nuovo Centro Congressi dell Eur, concorso aggiudicato al progetto elaborato dall arch. M. Fuksas. Nel 2001 ha, quindi, pubblicato il bando di gara per la progettazione, realizzazione e gestione del Nuovo Centro Congressi; tale gara è stata aggiudicata nel 2002 alla Centro Congressi Italia S.p.A. (CCI S.p.A.) ed il relativo contratto di concessione trentennale è stato stipulato nel giugno Successivamente il concessionario, in sede di progetto definitivo, ha rivalutato l importo dei lavori in relazione alle prescrizioni imposte in sede di validazione ed in sede di approvazione da parte delle amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei servizi, con previsione di un aumento dei costi da euro 200 milioni ad euro 250 milioni. E seguita una richiesta di riequilibrio del piano economico finanziario non accolta da EUR S.p.A. Nel dicembre 2005 e con successivo lodo arbitrale del 12 maggio 2006, le parti hanno risolto consensualmente il contratto ed il progetto definitivo (elaborato dal concessionario) è stato acquisito da Eur S.p.A.. Nel 2006 il Comune di Roma ha consentito ad EUR S.p.A. di realizzare l opera con modalità differenti dalla concessione di costruzione e gestione. La società ha, dunque, predisposto un piano economico finanziario che prevedeva, in particolare, la costituzione di una società mista per la gestione del sistema congressuale (con partecipazione del 60% di EUR S.p.A. e del 40% del socio privato da scegliere con gara), la quale avrebbe dovuto assumere l onere dell investimento, quantificato in 6,8 milioni di euro, per opere accessorie (impianti, arredi mobili, ecc.). Ad aprile 2006 è stato quindi pubblicato il relativo bando per l individuazione del soggetto gestore. Nel contempo, EUR S.p.A. ha deciso di affidare la realizzazione dell opera mediante appalto di sola costruzione, sulla base del progetto definitivo acquisito a seguito della risoluzione del contratto di concessione con la CCI S.p.A. Il Comune di Roma, in sede di assegnazione di apposito finanziamento, ha richiesto il rispetto del termine del 15 marzo 2007 per la pubblicazione del relativo bando. Nel 2006 è stata, dunque, affidata all arch. M. Fuksas la redazione del progetto esecutivo dell opera, che è stato consegnato nel gennaio 2007 ed approvato il dal C.d.A. di EUR S.p.A.. 12 Nel frattempo la Società, stante l esito negativo della procedura bandita per l individuazione del soggetto gestore, ha rinunciato a tale possibilità e, nel dicembre 2006, ha costituito una newco, la Eur Congressi s.r.l. (interamente posseduta da EUR S.p.A.) per la gestione del Nuovo Centro Congressi; società operativa dal Il bando di gara relativo alla licitazione privata per l affidamento dei lavori è stato pubblicato nella G.U.C.E. in data e nella G.U.R.I. in data , prevedendo un importo a base d asta di euro ,34, di cui euro ,59 per lavori ed euro ,75 per oneri di sicurezza e quale criterio di aggiudicazione quello dell offerta economicamente più vantaggiosa. L appalto è stato aggiudicato alla Società Italiana per Condotte d Acqua S.p.A. per ,50, di cui ,75 per oneri di sicurezza, oltre IVA. In data è stato stipulato il contratto di appalto, con il quale la durata dei lavori è stata stabilita in giorni 1035 naturali e consecutivi a decorrere dalla consegna dei lavori. In data il Direttore dei lavori ha proceduto alla consegna, per cui il termine ultimo per la conclusione di lavori è stato stabilito al Il contratto ha previsto anche dei termini intermedi per l esecuzione (c.d. milestone ). La realizzazione dell opera è stata caratterizzata dall introduzione di numerose modifiche, che hanno trovato definizione nelle perizie di varianti (ad oggi ben dieci), richiamate sinteticamente nella seguente tabella: Varianti Contratto originario Data di approvaz. EUR S.p.A. Consegna Importo aggiuntivo Somme riconosciute all Impresa Importo contratto Tempo esec. Data ultimazione Catalogazione varianti ex art.132, d.lgs. 163/2006 operata dalla SA , , , , , , , , , art.132, co.3, II periodo d.lgs. 163/06 e art.11, D.M. n.145/00 art.132, co.1, lett. b) e lett. d) e 132, co.3, II per. d.lgs. 163/06 art.132, co.3, II periodo d.lgs. 163/06 e art.11, D.M. n.145/ , , art.132, co.3, II per. d.lgs. n.163/ , * , , , * , , * , , * , , * , , * art.132, comma 1, lett. b), d.lgs. n.163/06 art.132, co.3, II periodo d.lgs. 163/06 e art.11, D.M. n.145/00 art.132, comma 1, lett. b), d.lgs. n.163/06 art.132, comma 1, lett. b), d.lgs. n.163/06 art.132, co.3, II periodo d.lgs. n.163/06 (e rettifica in diminuzione precedente computo metrico est.) art.132, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n.163/06 * Termine di esecuzione dei lavori non sospesi in attesa del permesso di costruire o subordinati al collegamento con la nuova centrale di Tri-generazione di quartiere. Le valutazioni circa l ammissibilità di talune varianti, alla luce dell art.132 del d.lgs. n.163/2006, sono state già oggetto della delibera dell Autorità n.63/2011, in relazione alla quale le parti interessate hanno fornito le rispettive valutazioni e chiarimenti. Le ripetute varianti, oltre a determinare di per sé un incremento di spesa, hanno anche costituito il presupposto per la formulazione di riserve, con le quali l Impresa ha richiesto il riconoscimento di maggiori oneri per andamento anomalo dei lavori. In data è stato sottoscritto un accordo bonario per la somma di ,50 (comprensivi di rivalutazione 23 monetaria e interessi e al netto di IVA), con riferimento a maggiori oneri registrati a tutto il 31 marzo Le riserve avanzate dall appaltatore con riferimento al SAL n.33 (a tutto il ) hanno raggiunto un importo complessivo di ,91; parte di queste riserve sono state oggetto del primo accordo bonario per un importo di ,67, per cui la richiesta ancora avanzata dall appaltatore è di ,24. I lavori eseguiti a tutto il (SAL n.33) ammontano ad ,30. L Autorità si è interessata sin dal 2008 al Nuovo Centro Congressi EUR, in corso di realizzazione a cura dell azienda pubblica EUR S.p.A.. Con una prima delibera (n.12/2008) si è espressa sulla procedura di affidamento dell incarico di collaudo; con una seconda delibera (n.70/2010), ha esaminato questioni afferenti il servizio di Construction Management per l'assistenza al D.L. (per il quale il Consiglio di amministrazione di Eur S.p.A. ha deliberato in data di prendere atto della caducazione, a seguito di sentenza del TAR Lazio). Con una terza delibera (n. 63 del ), intervenuta nel corso della esecuzione dei lavori, l Autorità ha formulato una serie di rilievi, evidenziando, in particolare: - il rilevante ritardo della realizzazione dell opera rispetto ai tempi programmati e il persistere di una sospensione parziale dei lavori dal ; - un notevole incremento dei costi, sia per effetto di varianti in corso d opera, che, soprattutto, per lo sviluppo di un rilevante contenzioso, che aveva già prodotto la sottoscrizione di un accordo bonario; - gli incrementi contrattuali registrati per effetto di talune varianti, apparentemente contenuti solo in quanto sono state contestualmente eliminate o modificate, con ricorso a soluzioni presumibilmente più economiche, alcune lavorazioni originariamente previste; - numerose modifiche, generalmente attinenti ad aspetti strutturali, proposte ed elaborate dall Impresa esecutrice quali varianti migliorative, con riferimento all art. 11 del D.M. n. 145/2000; tuttavia, non tutte le modifiche apparivano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili, come richiesto dall art.132, comma 3, secondo periodo del Codice, cui rimanda l art.11 del D.M. n. 145/2000; inoltre, ove le varianti siano migliorative e proposte dall Impresa, quindi non strettamente necessarie per la realizzazione dell opera, non appariva coerente che le stesse dessero origine a costi indiretti, quali ritardi nell esecuzione dell opera e richieste risarcitorie dell Impresa per ridotta produttività; - la procedura di definizione del contenzioso non conforme alle disposizioni dell art. 240, comma 5 del D.lgs. n. 163/2006, che contemplano l acquisizione da parte del RUP delle relazioni riservate del Direttore dei lavori e dell organo di collaudo; tale carenza appariva rilevante per le affermazioni dell attuale Direttore dei lavori che addebitavano ritardi nell esecuzione a carenze organizzative dell Impresa. Le controdeduzioni di Eur S.p.A. alle osservazioni formulate, previa apposita istruttoria, sono state rimesse in data all attenzione del Consiglio, che ha convenuto sull opportunità di un approfondimento tramite un attività ispettiva. In esito all attività ispettiva, con nota della Direzione Vigilanza prot del (con allegata relazione istruttoria) sono state rese note alla stazione appaltante e al Comune di Roma le risultanze istruttorie, che, oltre a richiamare le contestazioni già avanzate con la citata deliberazione n. 63/2006, ulteriormente evidenziavano che: 34 - il notevole ritardo nell esecuzione dei lavori appare dovuto, in una prima fase d inizio delle lavorazioni, alle sopravvenienze geotecniche ed idrauliche del terreno di fondazione, ma successivamente, in una più larga misura, alla necessità di introdurre varianti per mutamento delle strategie di EUR S.p.A. circa il funzionamento e utilizzo del Nuovo Centro Congressi e richieste di enti terzi e, quindi, ai tempi per l acquisizione dei necessari pareri ed autorizzazioni; - già con parere AG19/10 del , l Autorità, pur ravvisando il ricorrere di circostanze impreviste nelle vicende che hanno condotto alla risoluzione del contratto relativo all affidamento in gestione dell opera, aveva evidenziato perplessità circa la qualificazione di imprevedibilità dell evoluzione delle attività congressuali; le criticità e i maggiori costi connessi a tali modifiche appaiono, pertanto, riconducibili alla non adeguatezza della scelta iniziale dell Ente; tra l altro, alla luce delle problematiche evidenziate, in particolare dell interferenza tecnica tra opere contrattuali e complementari, non appare coerente la scelta iniziale operata dalla stazione appaltante di rimandare al soggetto gestore l esecuzione di quest ultime opere; - come già evidenziato nella deliberazione n. 63/2011, la decisione di introdurre varianti per il funzionamento e utilizzo del Nuovo Centro Congressi avrebbe imposto l adozione da parte della Stazione appaltante di tutti i necessari provvedimenti, da adottare con la necessaria tempestività, affinché i lavori potessero procedere in modo ottimale e fossero evitati maggiori oneri conseguentemente alle decisioni assunte; - non appare che sia stato affrontato da parte degli organi comunali competenti con adeguata efficacia e tempestività l esame della proposta di variante ex art. 32 del DPR 380/2001 art. 8 L.R. 36/87, relativa alle modifiche introdotte dalle opere complementari, nonostante la evidente esigenza di evitare ritardi e conseguenti oneri aggiuntivi; - allo stato non vi può essere certezza sui tempi di ultimazione delle opere e quindi sull ammontare effettivo dei ritardi e, in definitiva, sul costo delle previsioni di progetto; le riserve avanzate dall Impresa, infatti, si fondano principalmente sull andamento anomalo dei lavori, in ragione della impossibilità di una piena esecutività delle opere, e presentano, all attualità, un importo rilevante; - riguardo al contezioso già definito con l accordo bonario, le controdeduzioni della S.A. relative alle precedenti osservazioni formulate dall Autorità con la deliberazione n. 63/2011 circa il procedimento attuato (assenza delle relazioni del D.L. e dell organo di collaudo) non appaiono del tutto coerenti, come precisato nella precedente trattazione, in quanto da un lato evidenziano come la Commissione ex art. 240 del Codice abbia ricevuto le controdeduzioni del Direttore dei lavori apposte sul registro di contabilità e ne abbia, pertanto, potuto tener conto, dall altro precisano come tali controdeduzioni abbiano una valenza limitata, in quanto finalizzate esclusivamente a respingere sistematicamente, nel termine di 15 gg. stabilito dalla norma, le richieste risarcitorie dell Impresa; - una parte non secondaria delle riserve riconosciute si sarebbero dovute più propriamente includere in una perizia di variante; al riguardo si richiama la determinazione dell Autorità n. 5 del 2007, che ha sensibilizzato le amministrazioni a evitare il ricorso allo strumento del componimento bonario per il riconoscimento di ulteriori e maggiori lavori che dovrebbero essere contemplati in una variante in corso d opera ; - la permanente necessità di vigilare, in sede di definizione del contenzioso, affinché i soggetti o la Commissione a ciò deputati, valutino adeguatamente quanto asserito dall attuale D.LL. 45 (subentrato al precedente in data ) e dal RP, circa la riconducibilità dello scostamento registrato nel corso dei lavori tra produzione reale e convenzionale di contratto, a fattori organizzativi interni dell'appaltatrice, perché non trovino giustificazione e motivo di richieste risarcitorie, anche fattori invece riconducibili alla responsabilità dell Appaltatrice stessa; - i contratti di fornitura, relativi ad opere riconducibili alla categoria prevalente OS18, benché autorizzati, appaiono per quanto riportato nelle precedenti considerazioni, più propriamente qualificabili quali subappalti, con la conseguenza che le lavorazioni esternalizzate, superano la quota del 30% dell importo della categoria, in contrasto con le previsioni dell art. 118, comma 2, d.lgs. 163/2006. Nella relazione istruttoria era, inoltre, evidenziato l elevato importo delle spese tecniche indicate nel quadro economico dell appalto. La comunicazione è stata inviata p.c. anche al Dipartimento del Tesoro del MEF, in quanto principale azionista di Eur S.p.A.. Il Presidente di Eur S.p.A. ha fornito riscontro ai principali rilievi avanzati dall Autorità con nota acquisita dall Autorità al prot. n dell , prendendo a base di riferimento la cronistoria dei fatti. Circa le varianti migliorative (n.1, 3 e 6) ha richiamato le circostanze che le hanno determinate, escludendo l ipotesi di una progettazione posta in gara non eseguita con la normale diligenza. Ciò vale, per quanto già precedentemente rappresentato, sia per la modifica della soluzione costruttiva delle paratie (variante n.1), sia per la modifica dei sistemi di vincolo strutturale in relazione all azione sismica (variante n.3). Circa la variante n.6 ha ribadito la effettiva miglioria operata con la stessa, anche in termini di economicità di spesa. La variante, approvata il , attiene al cambio degli elementi strutturali di sostegno del guscio dell auditorium, con passaggio da una struttura spaziale con nodi tipo mero a carpenteria ordinaria; Eur S.p.A. ha accertato positivamente la miglioria sottesa alla proposta avanzata dall appaltatore, che ha previsto una carpenteria non spaziale, ma alquanto complessa ed articolata per consentire i passaggi e le manutenzioni delle future tecnologie congressuali. Circa l accordo bonario ha sottolineato che la relazione del RP ha fornito utili elementi di valutazione alla ponderazione da parte della Commissione. Inoltre, le controdeduzioni del D.LL. apposte sul registro di contabilità, sebbene non finalizzate all accordo, sono state fornite alla Commissione, su esplicita richiesta della stessa, in quanto assumevano un rilievo istruttorio particolarmente utile alla ponderazione delle riserve; tali controdeduzioni sono infatti costituite da una dettagliata ricostruzione dei fatti con motivazioni dei convincimenti del D.LL. alla luce del contratto. Il D.LL. non ha percepito ragioni per l accoglimento delle pretese dell appaltatore, escludendo ipotesi di ricorso a perizie di varianti; tale precisazione è stata fornita anche con riferimento alle osservazioni formulate circa la corretta riconducibilità nell ambito delle varianti di alcuni oneri, attinenti di fatto a ulteriori lavorazioni, riconosciuti all appaltatore con l accordo bonario. Eur S.p.A. ha respinto, inoltre, i rilievi formulati in merito al progetto delle opere complementari, ove è stato osservato che tali opere non appaiono strettamente legate a scelte gestionali, bensì a criteri di flessibilità d uso che dovrebbero caratterizzare i complessi destinati alla 56 convegnistica e, pertanto, da tenere in conto già nella progettazione originaria. Ha richiamato, al riguardo, la cronologia della vicenda, per evidenziare come la chiusura a fine 2005 dei rapporti con il gestore aggiudicatario della gara di project financing per la progettazione, costruzione e gestione del NCC (gara espletata sulla base del progetto preliminare redatto dall arch. Fuksas e dell annesso PEF), abbia comportato uno stravolgimento totale delle strategie di Eur S.p.A., che si è trovata costretta a trovare soluzioni in tempi rapidissimi, onde evitare la perenzione del co-finanziamento pubblico. Ereditando dall ex concessionario un progetto definitivo, che lo stesso avrebbe dovuto completare nella fase esecutiva della progettazione, secondo i propri modelli di gestione, ha quindi pubblicato, ad aprile 2006, un bando di manifestazione di interesse per l individuazione di un soggetto gestore, con il quale coordinare l appalto di costruzione con le esigenze specifiche del gestore prescelto. Il mercato congressuale non ha risposto compiutamente a tale richiesta e il Comune di Roma, visto il protrarsi del procedimento, ha imposto la data del per la pubblicazione del bando per l appalto di costruzione. Eur S.p.A. ha individuato nella modalità del criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa e nei criteri di valutazione qualitativa del progetto di offerta, la possibilità di ricevere proposte migliorative finalizzate alla massima adattabilità del progetto alle mutevoli esigenze del mercato congressuale. Il permanere delle difficoltà di reperire un gestore ha portato, anche se solo successivamente alla gara per l appalto di costruzione, alla necessità di creare una società dedicata posseduta interamente da Eur S.p.A., la Eur Congressi S.r.l., che, divenuta operativa nel 2008, ha posto gli indirizzi e le specifiche per adeguare ed integrare il progetto con un proprio specifico modello gestionale, individuato mediante un benchmark del mercato congressuale internazionale. Tali studi hanno costituito gli indirizzi progettuali per l arch. Fuksas per la redazione del progetto delle opere complementari, il cui sviluppo è stato condiviso preventivamente con l Autorità (parere AG19/10 del ). Il ricorso alle perizie di variante, quali stralci di detto progetto, è stato già rappresentato all Autorità in risposta alla richiesta di adozione di procedure idonee a rimuovere celermente lo stato di sospensione parziale del ; in assenza delle perizie di variante per le necessarie predisposizioni all attuazione delle opere complementari (perizie n.5 e 6) ed in assenza delle perizie di variante a stralcio del progetto delle opere complementari (perizie n.7 e 8) non si sarebbero potute effettuare le riprese parziali dei lavori che hanno consentito di mantenere il massimo della produttività di cantiere in attesa delle autorizzazioni comunali. Ha evidenziato al riguardo come il prolungarsi della procedura autorizzativa sia derivato dalla necessità, per il Comune di Roma, di esprimersi in merito alla rilocalizzazione dei parcheggi di standard esterni al NCC, che, sebbene già progettati da Eur S.p.A. ed inseriti nel permesso di costruire del luglio 2007, sono stati bloccati dalla sospensione del parere, in data maggio 2009, della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali, con richiesta di individuare altri siti. La Delibera del Consiglio Comunale n. 49, pubblicata il 13 maggio 2013, consente ed impone ad Eur S.p.A. l approntamento di nuovi progetti dei parcheggi, con distinti procedimenti di affidamento e maggiori costi; consente, comunque, di concludere i lavori anche in pendenza della conclusione dei lavori di realizzazione dei parcheggi esterni di standard. In definitiva, il Presidente di Eur S.p.A., alla luce della cronologia dei fatti richiamati, ha evidenziato: 67 - la correttezza del comportamento del RUP e del DL nell individuare e sospendere le lavorazioni interessate dall adeguamento del progetto, considerata la rilevanza dell opera e degli ambiti di modifica interessati, onde evitare la realizzazione di opere difformi rispetto alle previsioni del progetto delle opere complementari; - la legittimità della sospensione parziale e degli atti di perizia correlati a circostanze esterne alla sfera d azione della stazione appaltante costituenti eventi non prevedibili dalla società al momento della redazione del progetto preliminare, come confermato anche dal citato parere dell Autorità; - la complessità della progettazione e della verifica, seguite con attività e tempistiche gestite con la massima diligenza possibile dai soggetti della s.a. preposti; - l adempimento della committenza agli obblighi di collaborazione con l appaltatore mediante lo sblocco progressivo delle lavorazioni; - l adozione di perizie di variante che hanno consentito il riavvio, sebbene parziale, di lavorazioni sospese, in applicazione del principio di massimo contenimento delle attività tecniche e amministrative e massima tempestività delle decisioni assunte; - l effettiva difficoltà e lentezza dell iter autorizzativo per la parte di competenza degli enti terzi. Riguardo tale ultimo aspetto ha segnalato il permanere dello stato di sospensione parziale dei lavori per la lentezza della procedura autorizzativa della nuova centrale di trigenerazione nell ipogeo di Viale Europa, a recepimento di indicazioni del Piano Energetico Comunale, da allacciarsi all Albergo nonché il permanere dello stato di sospensione parziale dei lavori ai piani interrati della Teca, in attesa del nuovo permesso di costruire in variante coerente con il recente pronunciamento del Consiglio Comunale. In relazione ai rilievi formulati circa subappalti e forniture relative alla categoria dei lavori OS18, ha evidenziato come la stazione appaltante abbia attentamente valutato, sulla base di quanto indicato nella determinazione dell Autorità n.12/2001 e dei pareri espressi dai consulenti legali, se le prestazioni di fornitura dovessero considerarsi o meno autonomo lavoro, con riferimento alla specificità e rilevanza delle lavorazioni poste in essere in cantiere per ottenere l opera finita. Ha precisato come gli elementi che compongono la Teca e la Nuvola, alla loro consegna in cantiere siano oggetto di numerose attività di movimentazione, montaggio, posa in opera, saldatura o bullonatura, protezione e verniciatura; inoltre, le componenti strutturali del fabbricato sono formate sia da parti prodotte industrialmente sia da parti eseguite in cantiere, ricadenti anche in altre categorie dei lavori (fondazioni, pile in calcestruzzo armato, isolatori sismici, completamento delle travi in acciaio con soletta in calcestruzzo, ecc.). Pertanto, le opere in acciaio e vetro (semilavorati in officina) oggetto di fornitura non possono essere considerate autonome lavorazioni, in quanto per la posa in opera sono necessarie ulteriori e significative lavorazioni, da svolgere direttamente in cantiere, e sono parte di un sistema di opere e lavorazioni più ampio. Non può, inoltre, essere ignorata la natura del materiale il cui costo nell ambito della lavorazione è prevalente rispetto alla manodopera (circa 60% per l acciaio e 80% per il vetro). Per quanto attiene all importo rilevante per spese tecniche contemplato nel quadro economico dell intervento ( ,00), il Presidente di Eur S.p.A. ha precisato che gran parte delle spese tecniche sono state sostenute in vigenza delle tariffe professionali ed ha illustrato sinteticamente cosa le stesse comprendono. 78 Anche Roma Capitale (Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici U.O. Permessi di Costruire) ha fornito riscontro alle osservazioni formulate dall Autorità, richiamando la propria precedente nota con cui aveva comunicato che la proposta di deliberazione, relativamente al permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali, era stata approvata come 145^ Proposta, con Decisione di Giunta Comunale del , n.116 e, poi, rimessa, dalla data del , alla Commissione Patrimonio e alla Commissione Urbanistica del Comune. Ha evidenziato, quindi, che la deliberazione avente per oggetto Costruzione del Nuovo Centro Congressi: a) Approvazione del progetto di variante al Permesso di Costruire n. 663 del 23 luglio 2007, in deroga alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore generale e al Regolamento Edilizio, ai sensi dell art. 14 del D.P.R. n.380/2001; b) Approvazione del nuovo schema di convenzione tra Roma Capitale ed Eur S.p.A. in sostituzione della convenzione repertorio del 19 luglio 2007, per la concessione del diritto di superficie delle aree comunali in P.le Luigi Sturzo, V.le Civiltà Romana; c) Approvazione del nuovo schema di convenzione tra Roma Capitale ed Eur S.p.A. in sostituzione della convenzione repertorio del 19 luglio 2007, per la realizzazione del Nuovo Centro Congressi e conseguente esercizio della struttura è stata approvata dall Assemblea Capitolina con il numero 49 del 9/10 aprile Ha precisato, tuttavia, che alla data della nota ( ) il Permesso di Costruire non poteva essere ancora rilasciato in quanto Eur S.p.A. non aveva ancora stipulato la convenzione secondo lo schema approvato dall Assemblea Capitolina. Il Presidente di EUR S.p.A. chiedeva, inoltre, ove l Autorità avesse proseguito nell istruttoria, di poter presenziare alle eventuali adunanze e rendere anche deduzioni orali. In esito a tale richiesta rappresentanti dell EUR S.p.A. venivano auditi dal Consiglio in data 6 novembre Gli intervenuti, in tale audizione, confermavano l imminenza del rilascio del permesso di costruire da parte del Comune. In relazione ai ritardi determinatisi nel corso dei lavori, ribadivano come la stazione appaltante avesse operato per ridurre sospensioni e rallentamento dei lavori, di fronte all esigenza di eseguire le opere complementari. Circa il contenzioso evidenziavano come, in esito all avvio di un accordo bonario (riferito alle riserve avanzate fino al 24 SAL in data ), fosse stata respinta dal Consiglio di Amministrazione di EUR S.p.A. la proposta formulata dalla Commissione ex art In relazione anche alle domande formulate dal Consiglio, si riservavano, infine di fornire ulteriore documentazione, che perveniva all Autorità con nota del responsabile del procedimento acquisita al prot. n del Con tale nota il RP ha evidenziato come fosse prevista nel mese in corso la convocazione di EUR S.p.A. per la sottoscrizione della convenzione relativa ai parcheggi di standard esterni all area di sedime del NCC, allegata e parte integrante della Delibera Consiliare n. 49/2013, dovendosi pertanto ritenere superati gli elementi ostativi al rilascio del permesso di costruire. Relativamente all entità delle spese tecniche contemplate nel quadro economico dell intervento ha precisato che, prima della indizione della gara, per corrispondere agli obblighi dell art. 71 del DPR 554/99, sono state effettuate le attività necessarie per attestare l accessibilità delle aree e la realizzabilità del progetto; tali attività sono state affidate a terzi, prevalentemente aziende di pubblici servizi, separatamente rispetto all appalto dei lavori. Nello specifico sono state sostenute le seguenti spese: - indagini archeologiche ,51 - indagini per la bonifica da ordigni bellici ,15 - indagini idrogeolog. e sismiche, caratterizz. terre di scavo ,96 89 - rilievi topografici ,00 tot ,62 (voce B2 q.e.) - trapianto alberature esistenti ,04 - spostamento dei sottoservizi ,60 tot ,64 (voce B3 q.e.) Ha completato, quindi il quadro delle spese tecniche, fornendo un riepilogo delle spese sostenute per progettazione, direzione lavori e direzione artistica, aggiornato alla perizia di variante n.10. Tali spese sono state anche integrate per completezza con quelle sostenute all epoca del procedimento di gara di concessione dei lavori pubblici relativamente alla progettazione preliminare. Le somme più rilevanti sono quelle relative alla progettazione e direzione artistica, affidate al raggruppamento composto dall arch. Massimiliano Fuksas (capogruppo), dalla Ai Engineering s.r.l., dall ing. Majowiecki. Gli incarichi sono stati affidati in esito a concorso di progettazione. Ulteriori spese sono state sostenute per Direzione Lavori (voce B7.2 del quadro economico), con particolare riferimento al servizio di construction management prestato dall ATI Drees & Sommer A.G. Ecosfera S.p.A., fino alla caducazione del contratto. E da evidenziare, al riguardo, come EUR S.p.A. abbia anche sostenuto, a seguito di sentenza del TAR del , una spesa di ,00 a titolo di risarcimento per danno emergente e lucro cessante nei confronti della ditta seconda in graduatoria nella gara per l affidamento del servizio, cui è stato fatto fronte attraverso l utilizzo del fondo rischi e oneri stanziato, a tal fine, nei precedenti esercizi. Allo stato è attualmente pendente un contenzioso tra le parti; Eur S.p.A. si è opposta in sede giudiziale, con domanda riconvenzionale dei danni, in quanto l ATI non avrebbe reso disponibile alla committenza la documentazione di appalto in suo possesso dall avvio del cantiere. Attualmente la Direzione Lavori è svolta da personale interno a EUR S.p.A.. La tabella seguente riporta gli importi relativi a tali attività (IVA e C.N.P.I.A. esclusi). Incarico Anno Importo Incarico a seguito di concorso di progettazione Progettazione preliminare 2001/ ,51 Progettazione e Direzione Artistica (voci B7.1 Quadro economico) Progetto definitivo (limitatamente all adeguamento strutturale alla sopravvenuta normativa antisismica) ,00 Progetto esecutivo ,00 Direzione Artistica ,00 Opere complementari ,22 Integrazione Direzione Artistica ,00 Opere complementari integrazione ,00 Progetto variante ,00 Progetto variante ,96 2^ integrazione Direzione Artistica ,00 subtotale ,18 totale ,69 Servizio Construction Management prestato nel periodo Importo corrisposto ,99 Importo oggetto di contenzioso ,84 totale ,83 910 Ritenuto in diritto L esecuzione dell opera è stata caratterizzata da numerose varianti, che, oltre a determinare complessivamente un rilevante aumento dell importo contrattuale, hanno influito in modo rilevante sui tempi di realizzazione e comportato l insorgere di un contenzioso tra stazione appaltante ed appaltatore. Alcune di tali varianti appaiono riconducibili a carenze e inadeguate rappresentazioni dello stato di fatto del progetto esecutivo, che si sarebbero potute evitare con un maggior approfondimento. Alcune circostanze, infatti, quali la necessità di adeguare alle caratteristiche dei terreni le opere di sostegno su V.le Shakespeare, appaiono più che altro riconducibili ad insufficienti indagini e valutazioni iniziali, non giustificabili in relazione al carattere puntuale dell intervento e alla rilevanza dell opera da realizzarsi. Anche in relazione alle varianti classificate come migliorative" ex art.132, del d.lgs. n.163 del 2006 e all art.11 del D.M. 145/2000, che comportano modeste riduzioni di spesa, la stazione appaltante ha rappresentato circostanze sopravvenute, o comunque meglio evidenziatesi in corso d opera (nuova classificazione sismica del comune di Roma, necessità di diminuire i disagi alla cittadinanza nelle fasi di scavo, esigenze di adeguare la struttura al fine di consentire il passaggio dell impiantistica congressuale), che hanno indotto la proposta di modifica. Tuttavia, le giustificazioni delle varianti dinanzi addotte, non sono condivisibili; in particolare: - nel caso della variante n.1 non risulta evidente perché la soluzione costruttiva delle paratie adottata con la variante, meno invasiva e più economica, non sia stata già prevista come tale nell ambito della redazione del progetto esecutivo; - la variante n. 6 evidenzia la carenza, in sede di progettazione esecutiva, di un adeguato coordinamento tra la progettazione architettonica-strutturale e quella impiantistica, rilevandosi solo nella fase di realizzazione delle opere l esigenza di adeguare la struttura per il passaggio degli impianti; si osserva, inoltre, come la riduzione di spesa, che conduce a richiamare, per tale variante, l art. 11 del D.M. 145/2000, si determina con la sostituzione di una lavorazione prevista in progetto con altra qualitativamente meno pregiata (sostituzione della struttura metallica spaziale con nodi tipo mero con struttura metallica ordinaria, sia pure complessa) e con la rinuncia, pertanto, ad una scelta architettonica iniziale. Emergono, pertanto, carenze nella redazione del progetto esecutivo, che si sarebbero potute evitare con un maggior approfondimento e la dovuta integrazione delle varie componenti della progettazione (architettonica, strutturale, impiantistica); tali carenze hanno determinato l esigenza di una revisione progettuale in corso d opera, che sicuramente ha penalizzato i tempi di esecuzione, con l esigenza di approntamento di un nuovo progetto, l esame e l approvazione dello stesso. Maggiori criticità, tuttavia, si ravvisano con riferimento alle problematiche che hanno determinato la necessità di opere diverse e aggiuntive (varianti n.7 ed 8), determinando ritardi e ponendo ostacoli al completamento delle opere. Al riguardo, si constata come talune esigenze, emerse successivamente all appalto e finalizzate ad una ottimale fruizione del complesso per l attività congressuale non risultino strettamente riconducibili alle scelte gestionali che inizialmente Eur S.p.A. aveva rimesso ad altro soggetto, bensì a criteri generali di flessibilità d uso del complesso, che avrebbero dovuto caratterizzare la convegnistica sin dalla progettazione originaria. 1011 Tali osservazioni, di fatto, erano già state accennate dall Autorità con il richiamato parere AG19/10 del ; era stato, infatti, osservato come, con riferimento alla circostanza imprevista richiesta dall art. 57, comma 5, lett. a) ai fini del ricorso alla procedura negoziata, mentre desta perplessità la qualificazione come tale dell evoluzione delle attività congressuali, occorre evidenziare che diverse vicende hanno influito sulla mancata previsione nel progetto esecutivo posto a base di gara, degli interventi accessori in parola. Alla luce degli ulteriori approfondimenti effettuati, si osserva come la previsione degli interventi accessori non poteva essere rinviata alla individuazione del soggetto deputato alla gestione del complesso, in ragione della interferenza tecnica di tali interventi con quelli principali; si rileva, pertanto, come il progetto a suo tempo redatto dal soggetto individuato quale concessionario non sia stato adeguatamente sviluppato in sede di redazione del progetto esecutivo, nell ottica della flessibilità d uso e come la committenza abbia sottovalutato tale aspetto. E bene sottolineare come le modifiche introdotte non attengano strettamente all impiantistica congressuale e agli arredi (che sarebbero stati rinviabili alla scelte del successivo gestore), ma ad esigenze generali di flessibilità d uso del complesso, che avrebbero dovuto essere tenute in debito conto in tutte le fasi progettuali, in quanto passibili, come è chiaramente emerso dagli sviluppi dell intervento, di incidere in modo rilevante sulla distribuzione interna degli spazi e sulla definizione degli impianti, interferendo con le altre opere. Circa il contenzioso già definito con l accordo bonario, sono da confermare le osservazioni formulate sul fatto che alcuni dei maggiori oneri riconosciuti all appaltatore avrebbero dovuto essere più propriamente inseriti nelle varianti; ciò in quanto detti oneri sono sostanzialmente lavorazioni aggiuntive, la cui necessità è emersa nel corso dell esecuzione. Circa la correttezza della procedura attuata, si prende atto della particolare situazione verificatasi e rappresentata dalla stazione appaltante (caducazione del contratto con la Drees & Sommer), che ha determinato la mancata produzione nei termini stabiliti dall art. 240 del D.lgs. 163/2006 della relazione riservata del direttore dei lavori e, conseguentemente, di quella dell organo di collaudo. Tuttavia è evidente come tale circostanza non possa che essere considerata quale caso eccezionale, fermo restando, l obbligo per le parti, di rispettare le disposizioni dell art. 240, comma 5 del D.lgs. n. 163/2006 e, in particolare, per la stazione appaltante, di porre in essere adeguati provvedimenti in caso di inadempimento del direttore dei lavori e dell organo di collaudo quando manchino di fornire le relazioni dovute. Restano valide, inoltre, in vista delle riserve ancora da trattare, le osservazioni formulate circa l esigenza che la commissione ex art. 240 del Codice valuti con attenzione, avendo riguardo a quanto prodotto dal direttore dei lavori, eventuali responsabilità e carenze organizzative dell Impresa nei ritardi maturati nell esecuzione, stante il fatto che gran parte delle richieste economiche avanzate si fondano sull anomalo andamento dei lavori. Al riguardo non può che prendersi atto del fatto che è stata rigettata dal Consiglio di Amministrazione di EUR S.p.A. la proposta formulata dalla Commissione ex art Sono da confermare, inoltre, le osservazioni formulate circa il protrarsi del sub-procedimento autorizzatorio presso gli organi comunali, che ha sicuramente inciso sui tempi di esecuzione dell opera. Secondo quanto documentato, il prolungarsi della procedura autorizzativa è derivato soprattutto dalla necessità, per il Comune di Roma, di esprimersi in merito alla ri-localizzazione dei parcheggi di standard esterni al NCC, che, sebbene già progettati da Eur S.p.A. ed inseriti nel permesso di costruire del luglio 2007, sono stati bloccati dalla sospensione del parere, in data 1112 maggio 2009, della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali, con richiesta di individuare altri siti. Tuttavia, al di là delle problematiche e delle prescrizioni avanzate da enti terzi, che Eur S.p.A. e il Comune si sono trovati ad affrontare, si rileva anche una cronologia dei passaggi attraverso i vari organi del Comune connotata da tempi eccessivi e relativamente ai quali non sono state fornite motivazioni di sorta: : presentazione da parte di Eur S.p.A. agli Uffici Comunali del progetto della variante ex art.32 del DPR 380/2001 art. 8 L.R. 36/87; : approvazione con Decisione di Giunta Comunale n.116 della 145^ Proposta di deliberazione relativamente al permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali, predisposta dal Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica Direzione Attuazione Urbanistica U.O. Permessi di Costruire; : la Proposta è rimessa alla Commissione Patrimonio e alla Commissione Urbanistica del Comune; - 9/10 aprile 2013: approvazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 della Proposta. Da quanto segnalato da Eur S.p.A. la predetta delibera, pubblicata il , consente ed impone ad Eur S.p.A. l approntamento di nuovi progetti dei parcheggi, con distinti procedimenti di affidamento (e di costi), ma non impedisce di concludere i lavori in pendenza della costruzione dei parcheggi esterni di standard. Le ulteriori informazioni fornite da EUR S.p.A. confermano il superamento della problematica dell ottenimento del permesso a costruire per le opere in variante. Eur S.p.A. ha segnalato, tuttavia, il permanere dello stato di sospensione parziale dei lavori per la lentezza della procedura autorizzativa della nuova centrale di tri-generazione nell ipogeo di Viale Europa, a recepimento di indicazioni del Piano Energetico Comunale, da allacciarsi all Albergo. Ancora una volta emergono le disfunzioni del procedimento di realizzazione dell opera. Quanto all ampia esternalizzazione delle lavorazioni della categoria prevalente, questa deve ritenersi caratterizzata dalle valutazioni operate da Eur S.p.A. riguardo alla natura del contratto alla luce della determinazione dell AVCP n.12 del In fase istruttoria, infatti, gli Uffici hanno invitato la stazione appaltante ad approfondire e meglio documentare la classificazione delle attività di cui ai numerosi subcontratti relativi alle opere in acciaio e vetro costituenti l opera; Eur S.p.A. è giunta a confermare, producendo anche una documentazione fotografica, che non si rinvengono le condizioni tecniche perché le attività contemplate da tali contratti possano costituire un lavoro autonomo. Stante dunque le oggettive difficoltà a inquadrare in concreto la fattispecie (lavoro autonomo o no), e avendo la citata determinazione n.12 del 2001 rimesso alle prerogative della stazione appaltante ogni valutazione in merito, nonché in considerazione della oggettiva singolarità dell opera più volte richiamata, allo stato appare difficoltoso motivare eventuali obiezioni alla stazione appaltante, in considerazione della forte discrezionalità della valutazione in parola; in sostanza, pur se tale aspetto resta critico nel caso in esame, la lettura tecnica del contratto non può che rimanere nella esclusiva responsabilità della amministrazione. Infine, deve rilevarsi, nel quadro economico del progetto, la sproporzione tra costo delle opere e importo delle spese tecniche; sproporzione che appare più evidente ove si consideri che il quadro economico non comprende le spese sostenute per la progettazione preliminare ( ,51), 1213 affidata a seguito di concorso di progettazione e le spese per la progettazione definitiva (acquisita a seguito del recesso dalla convenzione a suo tempo affidata). Successivi incarichi di progettazione e direzione artistica sono stati conferiti direttamente al raggruppamento redattore della progettazione preliminare (in ragione della peculiarità dell opera da realizzare). Particolarmente rilevanti appaiono i corrispettivi liquidati per la progettazione delle opere complementari ( , ,00, per un totale di ,22) che, dimostrerebbero ulteriormente la necessità, nell ambito di tale progettazione, di un estesa rivisitazione del progetto e non, come indicato da EUR S.p.A., di una semplice integrazione di aspetti connessi all impiantistica congressuale e agli arredi. A conferma che si è trattato di una modifica sostanziale della progettazione. Si riscontrano, inoltre, somme ingenti corrisposte per la direzione artistica ( , , ,00, per un totale di ,00), somme che, confrontate alle tariffe professionali da assumere quale riferimento alla data di incarico (decreto del Ministro della Giustizia del 4 aprile 2001), appaiono eccessive, tenuto conto che la direzione artistica può ritenersi, di fatto, una componente della direzione lavori. Le tariffe professionali non forniscono indicazioni per l attività di direzione artistica ; un riferimento, sia pure datato, circa tale attività può rinvenirsi nel D.M. LL.PP. 15/12/1955, n Disciplinare tipo per il conferimento di incarichi a liberi professionisti per la progettazione e direzione di opere pubbliche ; all art. 20 di tale D.M. si stabilisce che nel caso che per un lavoro, la cui gestione è tenuta dal Genio Civile, si richiedesse per speciali motivi la collaborazione tecnica o artistica di un libero professionista, nella progettazione e direzione dei lavori, l onorario ad esso dovuto va commisurato al 40% del compenso che gli spetterebbe per l intero incarico in ragione della tariffa professionale previamente ridotta del 20%. La somma da corrispondere per tale attività può, pertanto, essere stimata quale quota parte (certamente non superiore al 40%) del corrispettivo dovuto per la direzione dei lavori; inoltre, nel caso specifico, è da tenere in debito conto che il professionista incaricato è anche progettista della fase esecutiva, nella redazione della quale dovrebbe aver già definito, tranne elementi di dettaglio minimi rimessi alla concreta esecuzione, le opere da realizzarsi. Si rileva, infine, l incarico, nel 2006, della progettazione definitiva relativa all adeguamento strutturale alla sopravvenuta normativa antisismica ( ,00). Al riguardo si osserva che, nel 2009, l impresa ha presentato una variante migliorativa (la n. 3), che ha contemplato un diverso schema di comportamento della struttura nei confronti dell azione sismica, conseguendo, tra l altro, una modesta riduzione di spesa; l ipotesi progettuale iniziale è stata, pertanto, oggetto di una rivisitazione che ha individuato una più idonea soluzione. In base a quanto sopra considerato, IL CONSIGLIO rileva che l esecuzione dell opera è stata caratterizzata da numerose varianti, che, oltre a determinare complessivamente un rilevante aumento dell importo contrattuale, hanno influito sui tempi di realizzazione e comportato l insorgere di un contenzioso tra stazione appaltante ed appaltatore; alcune di tali varianti appaiono riconducibili a carenze e inadeguate rappresentazioni dello stato di fatto del progetto esecutivo, che si sarebbero 1314 potute evitare con un maggior approfondimento e la dovuta integrazione delle varie componenti della progettazione (architettonica, strutturale, impiantistica); con riferimento alle problematiche che hanno determinato la necessità di opere diverse e aggiuntive (varianti n.7 ed 8), osserva come le esigenze finalizzate ad una ottimale fruizione del complesso per l attività congressuale derivino da criteri generali di flessibilità d uso del complesso, che avrebbero dovuto essere tenuti in debito conto sin dalla progettazione originaria, in quanto passibili di incidere in modo rilevante sulla distribuzione interna degli spazi e sulla definizione degli impianti, interferendo con le altre opere, e così dando luogo a variazioni sostanziali non riconducibili alle fattispecie dell art.132 del codice; osserva come la variante migliorativa n. 3, che ha contemplato una diversa ed evidentemente più efficace concezione della struttura nei confronti dell azione sismica, tra l altro con modesta riduzione di spesa, configuri una previsione progettuale iniziale comunque passibile di essere perfezionata; di contro rileva la sproporzione tra costo delle opere e importo delle spese tecniche, in particolare per quanto attiene le spese per la progettazione delle opere complementari e la direzione artistica; al di là delle problematiche e delle prescrizioni avanzate da enti terzi, che Eur S.p.A. e il Comune si sono trovati ad affrontare, rileva, per l acquisizione dei titoli edilizi, anche una cronologia dei passaggi attraverso i vari organi del Comune connotata da tempi eccessivi e relativamente ai quali non sono state fornite adeguate motivazioni; circa il contenzioso già definito con accordo bonario, evidenzia che alcuni dei maggiori oneri riconosciuti all appaltatore avrebbero dovuto essere più propriamente inseriti nelle varianti; ciò in quanto detti oneri sono sostanzialmente lavorazioni aggiuntive, la cui necessità è emersa nel corso dell esecuzione; ravvisa deficit dovuti alla eccessiva frammentazione del contratto in sub-contratti, evidenziati come una concausa di parte dei ritardi dalla (prima) direzione dei lavori; al riguardo restano valide, in vista del contenzioso ancora pendente, le osservazioni formulate circa l esigenza che la commissione ex art. 240 del Codice valuti con attenzione, avendo riguardo a quanto indicato dal direttore dei lavori, il concorso di eventuali responsabilità dell Impresa nei ritardi maturati nell esecuzione, atteso che gran parte delle richieste economiche avanzate si fondano sull anomalo andamento dei lavori; dispone l invio della presente deliberazione ai rappresentanti della Stazione appaltante Presidente e Amministratore delegato di Eur SpA e Responsabile del procedimento, al Sindaco di Roma Capitale, all Impresa esecutrice; dispone l invio al Dipartimento del Tesoro del MEF, in quanto principale azionista di Eur S.p.A.; dispone, inoltre, l invio della deliberazione alla competente Procura della Corte dei Conti per i profili di competenza. Il Relatore Giuseppe Borgia Il Presidente Sergio Santoro Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 23 aprile 2014 Il Segretario Maria Esposito 14 Vedere altro
CAPITOLO XII LA FASE CONTRATTUALE
CAPITOLO XII LA FASE CONTRATTUALE SOMMARIO: 1. Le attività prodromiche alla stipula del contratto. - 2. La consegna dei lavori, servizi e forniture. - 3. Il corrispettivo del contratto d appalto. L invariabilità Dettagli CORTE DEI CONTI. Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato * * * *
CORTE DEI CONTI Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato * * * * Referto sulla gestione delle opere segretate ai sensi dell art.33, comma 3, della legge n.109/1994 Dettagli Autorità Nazionale Anticorruzione
Autorità Nazionale Anticorruzione VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI Revisione ed aggiornamento della determinazione del 7 luglio 2010, n. 5 Linee guida per l affidamento dei servizi attinenti all architettura Dettagli CAPITOLO XVII LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE NEGLI APPALTI PUBBLICI
CAPITOLO XVII LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE NEGLI APPALTI PUBBLICI SOMMARIO: 1. Le riserve dell appaltatore e l accordo bonario. 2. La transazione. 3. L arbitrato. - 4. La tutela giurisdizionale. - Dettagli IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: FUNZIONI E RESPONSABILITÀ
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: FUNZIONI E RESPONSABILITÀ (tratto da Linee guida per la qualificazione del procedimento di Lavori Pubblici - IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: FUNZIONI E RESPONSABILITÀ Dettagli Autorità Nazionale Anticorruzione
Autorità Nazionale Anticorruzione VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI Bozza di Determinazione Linee guida per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi ai sensi dell articolo 153 del decreto Dettagli Relatore: Consigliere Cinthia Pinotti. Ha collaborato per l istruttoria e l analisi gestionale il dott. Massimiliano Ricci
Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell ACQUEDEOTTO PUGLIESE S.p.A. per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 Dettagli I MODELLI PROCEDURALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
I MODELLI PROCEDURALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE di Andrea Missori aggiornamento: febbraio 2013 This work is licensed under the Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere Dettagli Guida pratica per i contratti pubblici di servizi e forniture
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Dipartimento per le Politiche di Gestione e di Sviluppo delle Risorse Umane DIPRU 3 Guida pratica per i contratti pubblici di servizi e forniture Vol. 3 - Il contratto Dettagli Task-Force e Servizi Integrati di accompagnamento sulle attività negoziali
Task-Force e Servizi Integrati di accompagnamento sulle attività negoziali FESR-ASSE II- Qualità degli ambienti scolastici (Avviso prot. AOODGAI n. 7667/15-06-2010) MANUALE DELLE PROCEDURE PER L ESECUZIONE Dettagli Ufficio del Segretario Generale
Relazione del Segretario Generale ai sensi dell art. 147-bis del t.u.e.l. Controlli regolarità amministrativa anno 2013 U.O. Controllo di regolarità amministrativa D.ssa Laura Giannessi Ufficio del Segretario Dettagli TECNICA ED ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA FACOLTÀ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE Appunti del corso di TECNICA ED ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE Parte I Il Quadro Normativo e Legislativo Dettagli REGOLAMENTO PER LA ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARSI A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE
REGOLAMENTO PER LA ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARSI A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 26 febbraio 2014. REGOLAMENTO Dettagli Linee guida per l affidamento dei servizi attinenti all architettura all ingegneria Relazione AIR
Autorità Nazionale Anticorruzione Linee guida per l affidamento dei servizi attinenti all architettura all ingegneria Relazione AIR 1. Le ragioni dell intervento dell Autorità L Autorità, a seguito di Dettagli I RITARDATI PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED I RIMEDI OFFERTI PATRIZIO LEOZAPPA 1. PREMESSA.
I RITARDATI PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED I RIMEDI OFFERTI DALL ORDINAMENTO GIURIDICO NAZIONALE PATRIZIO LEOZAPPA 1. PREMESSA. Il ritardo con cui la Pubblica Amministrazione provvede al pagamento Dettagli Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma TAVOLO PERMANENTE SULLA LEGISLAZIONE DEI LLPP Roma, 22 maggio 2013 Parlamentino del Consiglio Superiore LL.PP. Piazza di Porta Pia in Roma «La verifica del Dettagli Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture BANDI-TIPO per l affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro nei settori ordinari Documento di Consultazione Dettagli CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI E LA COMPATIBILITA AMBIENTALE
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI E LA COMPATIBILITA AMBIENTALE STRUMENTI A SUPPORTO DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE Dettagli CAPITOLO II IL SISTEMA CONCESSORIO. 1. La riserva allo stato e il sistema concessorio e autorizzatorio di pubblica sicurezza
CAPITOLO II IL SISTEMA CONCESSORIO 1. La riserva allo stato e il sistema concessorio e autorizzatorio di pubblica sicurezza Il legislatore ha previsto, da un lato, la riserva in favore dello Stato in materia Dettagli CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (MONTI)
Atti Parlamentari Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 5312 DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (MONTI) E DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E MINISTRO DELLE Dettagli VERIFICA DEI PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE AI FINI DELLA VALIDAZIONE CODICE DEGLI APPALTI E NUOVO REGOLAMENTO ATTUATIVO
VERIFICA DEI PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE AI FINI DELLA VALIDAZIONE CODICE DEGLI APPALTI E NUOVO REGOLAMENTO ATTUATIVO RELATORE : ING. PAOLO MOLAIONI ING. PIETRO FRATINI 1) LE ORIGINI DELLA VERIFICA DEL Dettagli LA FINANZA DI PROGETTO Avv. Daniele Spinelli
LA FINANZA DI PROGETTO Avv. Daniele Spinelli 1 - LA FINANZA DI PROGETTO NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA L istituto della finanza di progetto è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla L. n. 415/1998 (Merloni Dettagli L accesso ai documenti amministrativi. Dipartimento per il coordinamento amministrativo Dipartimento per l informazione e l editoria
L accesso ai documenti amministrativi 11.1 Dipartimento per il coordinamento amministrativo Dipartimento per l informazione e l editoria L accesso ai documenti amministrativi 11.1 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO Dettagli IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELL OPERA PUBBLICA
Antonio Cirafisi Oronzo Passante IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELL OPERA PUBBLICA ESECUZIONE, VERIFICHE, PROVE, CONTESTAZIONI E RISERVE AGGIORNATO CON LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 12 LUGLIO 2011, Dettagli Guida alla professione di ingegnere
Guida alla professione di ingegnere Il collaudo: nozione, adempimenti e responsabilità Volume VIII Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri 1 Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri CONSIGLIO DIRETTIVO Dettagli ENERGIA EOLICA E FOTOVOLTAICA. Documento di consultazione. Il ruolo degli enti locali: problematiche connesse alle operazioni poste in essere.
ENERGIA EOLICA E FOTOVOLTAICA Documento di consultazione Il ruolo degli enti locali: problematiche connesse alle operazioni poste in essere. Sommario 1. L ente locale come soggetto autorizzatore o concedente Dettagli Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture DOCUMENTO BASE Problematiche applicative delle disposizioni in materia di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione Dettagli Æqua Roma S.P.A. con socio unico. Soggetta a direzione e coordinamento di Roma Capitale SEDE LEGALE IN ROMA VIA OSTIENSE 131/L
Æqua Roma S.P.A. con socio unico Soggetta a direzione e coordinamento di Roma Capitale SEDE LEGALE IN ROMA VIA OSTIENSE 131/L CAPITALE SOCIALE:.9.343.416,00 i.v. REGISTRO IMPRESE DI ROMA N. 08670661001 Dettagli Finanza di Progetto 100 domande e risposte
Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica Finanza di Progetto 100 domande e risposte Edizione 2009 Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica Dettagli CAPITOLO II LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
CAPITOLO II LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE SOMMARIO: 1. Il sistema dell evidenza pubblica e i principi cardine. - 2. I sistemi di individuazione del contraente. - 2.1 Le procedure aperte. - 2.2 Dettagli 2016 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back

References: art.132
 art.132
 art.11
 art.132
 art.132
 art.11
 art.132
 art.132
 art.132
 art.11
 art.132
 art.132
 art.132
 art.132
 art.132
 sentenza 
 art. 11
 art.132
 art.11
 art. 240
 art. 32
 art. 8
 art. 240
 art. 118
 art. 14
 art. 71
 sentenza 
 art.132
 art.11
 art. 11
 art. 57
 art. 240
 art. 240
 art. 240
 art.32
 art. 8
 art. 20
 art.132
 art. 240
 art.33
 articolo 153
 art. 147