Source: https://planimpulso.cl/control-de-gestion/
Timestamp: 2020-04-01 04:37:34+00:00

Document:
Control de gestión – Plan Impulso Araucanía
por developer 20 Diciembre 2019
Control de Gestión Anual
Evolución al 31-12-2019
Seguimiento de objetivos por áreas
MINVU 2
Desarrollo social 5
Bienes nacionales 4
Seguimiento de acciones por objetivo
METAS/ACCIONES
Mejorar el acceso a Financiamiento en la Agricultura
Fortalecer la capacitación, transferencia y difusión de rubros competitivos
Aumentar la disponibilidad y acceso a agua ara riego
Estimular la asociatividad, el emprendimiento y las alianzas productivas
Implementar la política de desarrollo rural, ODEPA
Contribuir al crecimiento de la capacidad eléctrica instalada bajo criterios de sustentabilidad en base al potencial teórico de energías renovables con las que cuenta la región
Implementar una cartera de iniciativas públicas dirigidas a facilitar el acceso a servicios energéticos, tanto para satisfacer necesidades básicas como para contribuir al desarrollo del emprendimiento local
Desarrollo de proyectos energéticos sustentables
Desarrollo de proyectos de energía de propiedad parcial de comunidades, en asociación con empresas de energía
Capacitación en la gestión y uso sostenible de la energía
Contribuir a reducir las emisiones de material particulado y hacer uso del potencial energético de la biomasa a través del fomento del proceso de formalización de la leña seca en el mercado regional
Linea de acción-1 (Ámbito vivienda)
Linea de acción-2 (Ámbito urbano)
Fortalecer la región de la Araucanía con infraestructura hospitalaria y de Atención Primaria, para garantizar cobertura y brindar atención digna a las comunidades.
Darle carácter formal a las Estaciones Médico Rurales, proporcionando las condiciones sanitarias y de infraestructura, incluyendo equipamiento médico y un fortalecimiento de la red informática.
Aumentar la Resolutividad de la red, con nuevos espacios que cuenten con el equipamiento médico necesario e incorporando nuevas prestaciones en la Atención Primaria de Salud.
Reconocer y relevar la importancia de la pertinencia cultural al momento de desarrollar proyectos de inversión en la zona.
Posicionar a la Ciudad de Temuco como polo de desarrollo de Alta Resolutividad en el tratamiento del Cáncer.
Reforzar el parque vehicular para traslado de pacientes y ambulancias.
Recuperar la capacidad productiva de los pabellones quirúrgicos y las centrales de esterilización, brindado las herramientas necesarias para el óptimo funcionamiento de los recintos.
Fortalecer y garantizar la inversión en la región a través de la firma de un Convenio de Programación con el Gobierno Regional, proyectando la inversión hasta el año 2023.
Apoyar sobre la problemática de propiedad de terrenos destinados a la Construcción de Establecimientos de Salud Municipal.
Mejorar la educación pública a través de Licios Bicentenarios
Otorgar las condiciones óptimas para el desarrollo de clases en zonas rurales de la región
Revalorizar la Educación media Técnico Profesional y atender la demanda de educación y capacitación en CFT existente en la provincia de malleco.
Mejorar el idioma inglés de alumnos y profesores
Mejorar la educación de lengua y cultura de los pueblos indígenas
Mejorar la lectoescritura en escuelas donde es insuficiente su nivel
Mejorar la integración intercultural en libros de historia.
Mejorar más de 1.100 kilómetros de caminos básicos en el periodo
Mejorar más de 4.700 kilómetros de caminos en Comunidades Indígena en el periodo
Mejorar sistemas existentes y aumentar cobertura de Agua Potable Rural, con meta a 2026 de aumentar En 8.100 las familias con arranques de APR.
Remate de patentes impagas de derechos de aguas en la Región.
Otros proyectos relevantes para la Región
Resolver problemas de vivienda a usuarios que no acceden a SERVIU. Esto beneficia a familias pertenecientes al Subsistema Seguridades y Oportunidades
Incrementar beneficiarios del programa Autoconsumo, pertenecientes al 40% de mayor vulnerabilidad de la población.
Aumentar número de niños atendidos en el programa Centros de Apoyo a Hijos de Madres Temporeras (CAHMT)
Mejorar la capacidad de grupos comunitarios de realizar proyectos en conjunto para el beneficio de la comunidad
Mejorar la entrega de herramientas al 40% más vulnerable de la población para que puedan emprender
Financiamiento del rezago de casos de regularización de la pequeña propiedad raíz
Asignación de sitios de alta significación cultural
Catastro de la propiedad indígena
Administraciones de parques
Gestión de la Calidad del Agua: Monitoreo de Calidad del Agua, Desarrollo de Estudios e Investigaciones.
Implementación de Medidas de Reducción de Nutrientes (N y P) en el Marco del Plan de Descontaminación de las Aguas del Lago Villarrica.
Conservación y gestión de Biodiversidad y Recursos Naturales
Cumplir con el PDA de Temuco y Padre las Casas y reducir emisiones de MP
Mejorar calidad del aire en comunas priorizadas
Seguimiento de acciones por área
Caminos básicos intermedios
Caminos comunidades indígenas
Transformar parques nacionales y monumentos naturales en polos de atracción turística de alto estándar sustentable.
Posicionar a la Araucanía como destino turístico nacional e internacional
Convertir al turismo regional en un eje central del desarrollo productivo
Comercialización a través de Plataforma de ecommerce de AMAZON
Obj-1: Mejorar el acceso a Financiamiento en la Agricultura
1. Línea Especial Crédito Frutícola para la A.F.C. de INDAP detalles
1.Línea Especial Crédito Frutícola para la A.F.C de INDAP.
Estado: 739 créditos de largo plazo, se tienen a la fecha.
2. Mayor contratación de los seguros disponibles para pequeños productores detalles
Estado: La meta año 2020 es tener 5000 pólizas el año 2020,como esa meta ya se cumplió el año 2019 el avance es 133%
A la fecha 31 Enero 2020 se tiene 6.632 pólizas contratadas.
3. Implementación de Seguro Paramétrico ante emergencias detalles
Estado: Programa sin recursos sectoriales para su ejecución.Se está a la espera de la confirmación de la disponibilidad de recursos desde el Gobierno Regional para iniciar el proceso de licitación.En paralelo,Agroseguros está trabajando en versión final de propuesta de Bases de Licitación.
para el año 2019, no puede ser ejecutado. DIPRES autorizó la implementación del seguro paramétrico, en la medida que el financiamiento sea del Gobierno Regional, para lo cual se incorporó en la glosa común de los GORE una glosa que permite el financiamiento de los Gobiernos Regionales de seguros de este tipo, al establecer que “Los gobiernos regionales podrán transferir recursos al Ministerio de Agricultura para la contratación de seguros paramétricos destinados al Sector Agrícola, para la gestión de riesgos ante eventos catastróficos: sequía, helada, erupción volcánica, nevazones, incendios, terremotos y lluvia excesiva”.
4. Seguro para Infraestructura Productiva detalles
Estado al 31- 1- 2020
Agroseguros enviará en corto plazo resultados de estudio para determinarla oferta actual de seguros para equipos fijos y móviles en la región de la araucanía.Este considera el seguro para infraestructura productiva como maquinarias,casas,bodegas o instalaciones.
5. Establecer Seguro contra Acción Humana intencional detalles
Estado al 31-1-2020.
Agroseguros está desarrollando estudio para determinar la factibilidad de establecer un seguro contra este tipo de riesgo.
Obj-2: Fortalecer la capacitación, transferencia y difusión de rubros competitivos
1. Predios Impulso y Unidad central de Innovación Frutícola detalles
1.Predios Impulso y Unidad central de Innovación Frutícola.
Estado: proyecto financiado GORE, ejecuta INIA. Los dineros ya están traspasados,la ejecución del proyecto comienza primer trimestre 2020.
2. Inserción competitiva de pequeños y medianos agricultores dela región de la Araucanía en los mercados agroindustriales y de exportación Indicador tomado desde la ficha IDI del programa con Código BIP 40013097-0. detalles
Estado: La meta al 2019 son 3 unidades demostrativas. A la fecha existe 3.0 unidades demostrativas con un 100% avance.
Es meta única y ya está cumplida.
3. Rescate Patrimonial de Especies Frutícolas con Pertinencia Cultural y Territorial detalles
Proyecto financiado por Gore,ejecuta INIA .Los dineros están traspasados.El proyecto comenzará su ejecución durante primer trimestre 2020.
4. Direccionar hacia la fruticultura el Programa de Recuperación de Suelos Degradados SIRDS-S detalles
Programa ejecutado por INDAP y SAG.
Sag concurso anual por un monto de M$830.000 en proceso de aprobación.
Indap: Concurso en Provincia cautín por M$1.970.000 en proceso aprobación planes de manejo.
INDAP,Concurso en Provincia de Cautín por M$ 1.970.000, en proceso de aprobación de los planes de manejo.
El listado final de agricultores aprobados con resolución N°522 del 17 Julio 2019 fue de 179 por un monto $ 832.741.343 quedando solo 15 agricultores en lista espera por monto de $64.672.486.Con fecha 23 Octubre se abrió concurso operación temprana del Sag.
INDAP ha financiado mediante su programa SIRSD-S, 10 planes de manejo para 10 beneficiarios. Hasta la fecha se ha aprobado planes de manejo de 3.734 agricultores. Se abrió operación temprana para Malleco y Cautín.
Obj-3: Aumentar la disponibilidad y acceso a agua ara riego
1. Convenio CNR-GORE, 1.000 hás. al 2026 detalles
Estado: existe a la fecha 200,5 ha corresponde tanto a obras civiles como tecnificación.
A la fecha se han beneficiado 268 agricultores.
Proyecto en ejecución ,preparando bases de concursos.
Avance de 31% en relación a la meta año 2019.
Avance 20% en relación a su meta año 2026.
Operación de la Ley 18.450 en la región, CNR 13.200 ha al 2026.
Estado: existe a la fecha una superficie de 2.924,1 ha tecnificadas.
Avance 22,2 % en relación a sus metas.
2. Operación de la Ley 18.450 en la región, CNR, 13.200 hás. al 2026 detalles
Avance 22,2 % en relación a sus metas año 2026.
Se han beneficiado 942 agricultores con un avance de 119% al año 2019.
Preparando bases de próximos concursos.
3. Programa de riego para la pequeña agricultura a través de INDAP, PRI y PRA, 3.400 ha. al 2026 detalles
El avance 2018 del programa : 249,3 hectáreas y 227 usuarios.
El avance 2019 del programa : 619,97 hectáreas y 821 usuarios.
Programado ejecución de presupuesto mes de Febrero .
4. Programa de riego para comunidades indígenas a través de CONADI, 4.968 ha. al 2026 detalles
Estado a diciembre 747 hectáreas .
Año 2018: 348 hectáreas , 343 beneficiados
Año 2019: 399 Ha, 404 beneficiados.
Totales : 747 Ha, 747 beneficiados.
5. DOH, 7.475 Ha. al 2026
6 subacciones
6. Adopción de fuentes de energías renovables no convencionales para el riego detalles
Estado a noviembre-2019: Existen 114 proyectos que adoptan fuentes de energías no renovables (concursos CNR, CNR-FNDR 2018 y CONADI 2018).
Obj-4: Estimular la asociatividad, el emprendimiento y las alianzas productivas
1. Incorporar nuevos mecanismos de asociatividad y colaboración entre pequeños productores. detalles
Estado: 7 alianzas en funcionamiento con la participación de 391 usuarios al 2019 avance 116,6 %.
Las alianzas productivas tienen una duración en promedio de 4 años.
Programado comenzar ejecución de presupuesto mes Febrero 2020.
-Alianza en Ganadería ovina ( 50 agricultores de Victoria Ovicoop).
-Alianza en ganadería bobina (45 Agricultores Cunco y Melipeuco).
-Alianza en Berries(40 agricultores Pitrufquén –Freire con Framberry.
-Alianza con Apicoop ( 55 apicultores de la región).
-Alianza Saprosen del Holding Agrotoop,72 productores de Victoria-Collipulli y Curacautín
2. Fortalecer el Programa Desarrollo Inversiones de INDAP detalles
A la fecha se han ejecutado 4.521 proyectos y se han favorecido 5.263 agricultores.
Programa con un 64,5% de avance en relación con la meta total.
3. Programa Superior de Formación de Capacidades y acreditación de Competencias Profesionales detalles
a.Líderes de 81 cooperativas campesinas
Estado: Se realizó a través de un PAE especial en convenio con INDAP-IICA. .Se capacitó 81 líderes y 11 Asociaciones gremiales. Se creó consejo consultivo IICA en la Araucanía.101,2% ejecutado.
11 asociaciones gremiales, de productores y campesinos del territorio
Estado: Se realizó a través de un PAE especial en convenio con INDAP-IICA . Se capacitó 11 asociaciones gremiales tanto en Expo agrícola como de la cuenca del Pacifico y Araucanía y asociaciones gremiales por parte Indap y Seremía Agricultura.
Este año 2020 se está haciendo un PAE especial entre Indap e IIca ,en la comuna de Los Sauces.
4. Elaboración de una “Caja de Herramientas” de emprendimiento innovativo y sostenible detalles
Estado: proyecto en formación y sin financiamiento.
Convenio con la UC Temuco ,en espera de elaboración de los manuales de los rubros mas importantes de la región.Recursos para esta iniciativa bajarán a través del FNDR durante primer semestre del 2020.
Proyecto aun sin financiamiento
5. Programa de Formación de Capacidad Operativa en 5 comunas detalles
El programa de formación de Capacitación operativa en 5 comunas y áreas de INDAP PDTI y Prodesales de la región , quedó el año 2019 ejecutado en un 100% cumpliendo la meta total, no obstante se continuará ejecutando este año.
6. Modelo de apoyo a la formalización e instalación de sistemas de aseguramiento de calidad e inocuidad alimentaria detalles
Estado: Sin financiamiento.
Se presentó iniciativa a la Comisión de Agricultura del CORE, donde estuvieron con aprobar la iniciativa .Se está reformulando el programa para ser ser presentado al Gobierno regional y poder sacar el mensaje.
Obj-5: Diversificar la matriz productiva
1. Desarrollar oferta de productos y servicios diferenciados de más calidad, con identidad, inocuidad y de carácter sustentable detalles
1.Desarrollar oferta de productos y servicios diferenciados de más calidad, con identidad, inocuidad y de carácter sustentable. (Indap).
Estado:respecto a los cursos de buenas prácticas agrícolas ,buen uso de plaguicidas y número credenciales SAG,la ejecución está asociada a la puesta en marcha del convenio INDAP-SENCE nacional y se renueva anualmente. Programado ejecutar segundo semestre 2020.
2. Mejorar capital humano y acreditaciones de competencias, según tipos de servicios y productos
2 subacciones
3. Fomentar Sistemas Agroforestales (SAF, DEFAULT) detalles
Estado: Programa diseñado.Se financiará este año a través del FNDR Araucanía por un periodo de 24 meses.Este programa debiera iniciarse integramente a mas tardar a partir del mes de julio del presente año.
4. Reconversión Forestal Agrícola de Suelos Productivos detalles
Estado: El total se superficie que actualmente ocupan plantaciones forestales sobre suelos de clase III y IV en la región de la araucanía corresponden a 112.823 ha, de las cuales 43,9% corresponden a la provincia de Cautín y el 56% a provincia de Malleco.Se terminó proyecto con una distribución por Comunas de plantaciones forestales sobre suelos clase III y IV en cada provincia de la Araucanía.
Obj-6: Implementar la política de desarrollo rural, ODEPA
1. Piloto Política Nacional de Desarrollo Rural en dos etapas detalles
EN mayo se inició segunda etapa, se incorporó coordinador territorial y para fin año se proyecta establecimiento mesa local de trabajo. Está en elaboración 32 planes comunales de desarrollo rural e incorporación en planes de los Pladeco.Se están rediseñando programas PDTI-PRODESAL en los que se incluirán la articulación interministerial para los usuarios de los programas.
2. Establecimiento de sitios SIPAN (Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Nacional, DEFAULT) 2018-2022 detalles
ESTADO:´días 8 y 9 enero 2020 se llevó a cabo encuentro Nacional Sipán en Santiago.Los días 21-22-23 Enero se realizó la gran gira Sipán Macrozona en la región de la Araucanía.Se buscó fortalecer procesos de articulación ,empoderamiento y visibilidad entre productores y territorios que forman parte del Proyecto Sipán en Macrozona Cordillera Pewenche.
Obj-1: Linea de acción-1 (Ámbito vivienda)
1. Fondo solidario de elección de vivienda DS n° 49 detalles
El año 2019 se asignaron 2.814 subsidios superando la meta en 180%
2. Sistema integrado de subsidio habitacional DS n° 01 detalles
Permite a familias que no son dueñas de una vivienda y tienen capacidad de ahorro, acceder a una ayuda económica para comprar una casa o departamento nuevo o usado.
Durante el año 2019 se entregaron 827 subsidios cumpliendo 101% de la meta anual
3. Integración social y territorial DS n° 19 detalles
Permite a familias de diferentes realidades socio económicas, acceder a proyectos habitacionales en barrios bien localizados y cercanos a servicios, con estándares de calidad en diseño, equipamiento y áreas verdes. Las familias que tienen un subsidio para comprar una vivienda (DS01 o DS49), lo pueden aplicar en estos proyectos habitacionales.
Durante el año 2019 se entregaron 2.245 completando un 207% de la meta anual
4. Programa habitabilidad rural DS n° 10 detalles
Programa destinado a familias que necesitan una solución habitacional y viven en zonas rurales o localidades urbanas de hasta 5.000 habitantes. Reconoce las particularidades culturales, geográficas y productivas de estos territorios y de quienes residen en ellos. Este programa cuenta con dos líneas principales, una para construcción de viviendas nuevas y otra para mejoramiento y ampliación de viviendas existentes.
En proceso de cierre año 2019, ultima asignaciones en febrero 2020.
5. Programa mejoramiento de viviendas y barrios DS 27 detalles
Programa destinado a familias de sectores vulnerables y medios que son propietarias de una vivienda, y que requieren mejorarla, ampliarla, hacerla más eficiente energéticamente o mejorar su entorno. Dentro de este programa cuenta con las siguientes líneas: Equipamiento, que mejora edificaciones comunitarias; Vivienda, para el mejoramiento regular de viviendas; Eficiencia Energética, que incluye acondicionamientos térmicos a nivel regional, acondicionamientos térmicos en Temuco y Padre las Casas del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA), y Colectores (colectores solares y paneles fotovoltaicos); y Condominios (aislación térmica de condominios).
A diciembre de 2019 se han entregado 5.310 subsidios
Obj-2: Linea de acción-2 (Ámbito urbano)
1. Espacios Públicos detalles
Este programa se orienta al mejoramiento y construcción de espacios públicos, que, incluido el diseño, no supere las 30.000 UF, ni sea menor de 3.000 UF. Tiene como objetivo permitir la recuperación de plazas, plazoletas, avenidas, calles, pasajes, paseos, sendas peatonales y de otros espacios urbanos. Esto incluye financiar obras de iluminación, mobiliario urbano, soluciones básicas de aguas lluvias, conformación y mejoramiento de áreas verdes, zonas de juego, y otras similares.
2. Vialidad detalles
Este beneficio está destinado a mejorar la vialidad estructurante de las principales ciudades del país. El propósito fundamental es facilitar la conectividad del transporte público y privado (locomoción colectiva, automóviles, transporte de carga, peatones y ciclistas) a través de la construcción de nuevas vías o el mejoramiento de las existentes, abordando el espacio público completo
3. Pavimentos Participativos detalles
Programa destinado a financiar proyectos de pavimentación y repavimentación de calles, pasajes y veredas, de entre 100 y 1.000 metros de longitud. La pavimentación se aplica sobre vías sin pavimento y con agua potable y alcantarillado; mientras que la repavimentación, se aplica en calzada o vereda deberá en condiciones de deterioro que justifiquen su completa demolición.
4. Planes Urbanos Estratégicos detalles
Este tipo de proyectos busca potenciar el desarrollo de intervenciones territoriales que consideran la articulación de componentes de espacio público, infraestructura urbana y habitabilidad de manera integrada, velando por la coordinación de la ejecución de proyectos e inversiones de infraestructura urbana y territorial, contribuyendo al desarrollo territorial y la construcción de ciudades más equitativas.
5. Parques Urbanos detalles
En el programa de Construcción de Parques Urbanos, se financia la construcción de nuevas iniciativas de parques, como también iniciativas que contemplen el mejoramiento de parques existentes que se encuentren en estado de deterioro con proyectos elaborados y compromisos de mantención para su etapa de operación. Se priorizan aquellos que se ubiquen en zonas de mayor densidad poblacional, con buena accesibilidad a conjuntos de viviendas y/o cercano a Planes Urbanos Habitacionales desarrollados por este Ministerio
6. Conservación de Parques Urbanos detalles
Este programa busca aumentar la superficie de áreas verdes urbanas en uso, en especial en las zonas de mayor déficit y vulnerabilidad, a través de la mantención de parques urbanos por un periodo de 3 años.
7. Pequeñas Localidades detalles
Este programa tiene el objeto de dar cobertura a las necesidades habitacionales y urbanas de aquellas localidades del país que tengan menos de 20 mil habitantes, y que presentan problemas de acceso a bienes y servicios y, por tanto, a oportunidades de desarrollo.
8. Infraestructura Sanitaria detalles
Obras de infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado de Aguas Servidas, necesarias para factibilizar terrenos destinados a desarrollar Loteos de Viviendas Sociales de los Programas de Vivienda del MINVU.
9. Saneamiento de Poblaciones detalles
Programa destinado a desarrollar obras de Conservación asociadas a Reposición y/o Construcción de muros de contención que permitan habilitar u otorgar seguridad a los conjuntos habitaciones planteados por la Región, además de iniciativas que permitan reparar y/o habilitar Viviendas SERVIU del Adulto Mayor.
10. Otros Proyectos (Vialidad Sustentable) detalles
En este grupo se incluyen las obras que son financiadas por otras líneas, como por ejemplo, actualmente se encuentran en cartera el diseño de viviendas tuteladas en las comunas de Gorbea y Nueva imperial, o el diseño de infraestructura institucional, donde actualmente se financia el diseño del edificio SERVIU-MINVU.
Obj-1: Fortalecer la región de la Araucanía con infraestructura hospitalaria y de Atención Primaria, para garantizar cobertura y brindar atención digna a las comunidades.
1. Contar con 10 Hospitales terminados al 2022
10 subacciones
2. Contar con 9 recintos APS en construcción o licitación al 2022
9 subacciones
3. Contar con 12 Recintos APS en diseño o estudio al 2022
12 subacciones
4. Contar con 10 Postas en ejecución o licitación al 2022
4 subacciones
Obj-2: Darle carácter formal a las Estaciones Médico Rurales, proporcionando las condiciones sanitarias y de infraestructura, incluyendo equipamiento médico y un fortalecimiento de la red informática.
1. Darle Carácter Formal a las Estaciones Médico Rurales detalles
Estado de los proyectos y acciones para generar proyectos donde aún no hay: No Aplica
Estado de los proyectos y acciones para generar proyectos donde aún no hay. Todas las Estaciones comunitarias de Salud Rural se encuentran en revisión del analista de Ministerio de Desarrollo Social para obtención de la recomendación satisfactoria (RS) de ejecución de Obra.
Obj-4: Reconocer y relevar la importancia de la pertinencia cultural al momento de desarrollar proyectos de inversión en la zona.
1. Reconocer y relevar la importancia de la pertinencia cultural detalles
Territorialmente el Programa se desarrolla en 11 comunas de la provincia
de Malleco, aunque solo se cuenta con Facilitadores interculturales en 10
En la provincia se cuenta con 20 Facilitadores interculturales, 2 de ellos
pertenecen al Componente recientemente incorporado al Programa de
salud y pueblos indígenas, PRI LONKOS; con lo cual, se contaría con 21
Facilitadores interculturales en la esta provincia.
Obj-5: Posicionar a la Ciudad de Temuco como polo de desarrollo de Alta Resolutividad en el tratamiento del Cáncer.
1. Polo de desarrollo de Alta Resolutividad en el tratamiento del Cáncer detalles
En etapa preinversional. Esta Meta se desarrollará a través de crear un Centro Oncológico en la Región: Estado: en etapa de Perfil, cuenta con los módulos de modelo de gestión, cartera de servicios y producción ya terminados y en proceso de validación. Posteriormente se desarrollan los módulos de equipamiento, RRHH y sustentabilidad financiera.
Obj-3: Aumentar la Resolutividad de la red, con nuevos espacios que cuenten con el equipamiento médico necesario e incorporando nuevas prestaciones en la Atención Primaria de Salud.
1. Incorporación de Mamógrafos y programa Adulto Mayor
2. Aumentar la Resolutividad de la Red Equipamiento Médico e Imagenología detalles
Hospital Lonquimay Reposición de Equipamiento Crítico: reposición de equipamiento crítico, el estado de este proyecto es Ejecutado año 2018. Por un Monto de M$ 36.732
Hospital de Traiguén Reposición del Equipo Rayos X Osteopulmar: el estado de este proyecto es Ejecutado año 2018 Monto M$ 142.800
CESFAM Lastarria: mejoramiento en sala de espera, para el año 2019 se financió el cambio de la caldera a Pellet del establecimiento y mejoramiento de cloración del agua potable, por ser la calefacción un tema critico que va en directo beneficio de los usuarios y funcionarios. Actualmente dicho proyecto se encuentra ejecutado y recepcionado por parte del SSAS.
Además, se determinó que para el periodo 2019, la reposición de equipos críticos para los hospitales de Victoria, Traiguén, Collipulli, Purén, Equipos Samu
EQUIPOS SAMU
Total Inversión 2019
1.410.834
Angiografo HHHA: Recepcionado, en proceso de capacitación.
Scanner HHHA: Estado: Recepcionado, en proceso de capacitación.
Ecotomógrafo de Urgencia HHHA: Estado, se encuentra instalado y habilitado desde el año 2018
Ecocardiógrafo HHHA: Estado: Recepcionado, en proceso de capacitación.
Obj-6: Reforzar el parque vehicular para traslado de pacientes y ambulancias.
1. Reforzar el parque vehicular para traslado de pacientes y ambulancias detalles
N° de Vehículos Requeridos
N° Vehículos adquiridos
N° Vehículos por adquirir
Obj-7: Recuperar la capacidad productiva de los pabellones quirúrgicos y las centrales de esterilización, brindado las herramientas necesarias para el óptimo funcionamiento de los recintos.
1. Recuperar la capacidad productiva de pabellones quirúrgicos: Programa“Mi Pabellón se pone a Punto” detalles
EQUIPOS ADQUIRIDOS PARA LOS SIGUIENTE ESTABLECIMIENTOS:
SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR: HHA TEMUCO, VILLARRICA, LAUTARO Y NUEVA IMPERIAL.
SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA NORTE: HOSPITAL ANGOL Y VICTORIA.
Obj-8: Fortalecer y garantizar la inversión en la región a través de la firma de un Convenio de Programación con el Gobierno Regional, proyectando la inversión hasta el año 2023.
1. Fortalecer y garantizar la inversión en la región Convenio de Programación GORE - MINSAL 2018-2023
Obj-9: Apoyar sobre la problemática de propiedad de terrenos destinados a la Construcción de Establecimientos de Salud Municipal.
1. Apoyar sobre la problemática de propiedad de terrenos destinados a la Construcción de Establecimientos de Salud Municipal detalles
Meta: Contar con argumentos jurídicos que permitan destrabar la problemática de propiedad de los terrenos destinados a construcción de establecimientos de Salud Municipal.
Esta Meta se desarrolló mediante consulta formal a la Contraloría para solicitar flexibilización del criterio que se está aplicando para poder seguir tramitando las licitaciones pendientes. El resultado de esta consulta es dictamen N° 005414N19 del 22-02-19, emitido por la Contraloría General, que entrega las bases para poder avanzar e la resolución de estos conflictos.
OBJ-1: Mejorar la educación pública a través de Licios Bicentenarios
1. Creación de al menos 10 Liceos Bicentenarios al 2022 detalles
La cantidad de Liceos Declarados Bicentenario de Excelencia a noviembre de 2019, son:
Año 2018 : 3
Año 2019 : 10
Por lo tanto, el total liceos declarados bicentenarios son 13, lo que implica en cumplimiento de 130% del total de la meta establecida.
Estos 13 liceos son los siguientes: Liceo Manuel Montt de Victoria, Politécnico de Pitrufquén, Liceo Hotelería y turismo de Pucón, Liceo Particular Comercial Temuco, Liceo Luis Gonzales Vásquez, Complejo Educacional Padre Oscar Moser, Liceo Tecnológico de la Araucanía, Colegio Adenauer, Liceo Técnico Juanita Fernández Solar, Complejo Educacional Andrés A. Gorbea, Liceo Cumbres de Labranza, Colegio Louis Pateur, Liceo Alexander Graham Bell.
OBJ-6: Mejorar la lectoescritura en escuelas donde es insuficiente su nivel
1. Mejorar la lectoescritura en escuelas donde es insuficiente su nivel, reduciendo al 2022 de un 60 a un 15 % la cantidad de estudiantes en esta condición. detalles
Esta Meta se desarrollará a través del Programa Araucanía Aprende: 300 escuelas al 2022. Esta consiste en dar apoyo al trabajo en 300 escuelas, con trabajo personalizado a niños con deficiencias en lectoescritura, su resultado se evaluará anualmente a través de un informe que recopile la cantidad de alumnos que hayan logrado mejorar su comprensión lectora. Al 31 de diciembre de 2019, se está a la espera del resultado de la primera evaluación hecha durante es te mes en las 300 escuelas.
OBJ-1: Mejorar más de 1.100 kilómetros de caminos básicos en el periodo
CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2016-2018 detalles
Avance segun lo programado.
Conservación Camino Básico Carahue-Catripulli (1) detalles
Avance segun programa
OBJ-2: Mejorar más de 4.700 kilómetros de caminos en Comunidades Indígena en el periodo
Caminos en Comunidades Indígenas detalles
Estado avance: Este proyecto registra un avance acumulado a diciembre de 2019 equivalente al 63%, respecto a la meta acumulada para ambos años (960 Kms).
OBJ-3: Mejorar sistemas existentes y aumentar cobertura de Agua Potable Rural, con meta a 2026 de aumentar En 8.100 las familias con arranques de APR.
Arranques de Agua Potable Rural (Familias) detalles
Este proyecto registra un avance acumulado a diciembre de 2019 equivalente al 171%, respecto a la meta acumulada para ambos años (3.004 Arranques).
OBJ-4: Remate de patentes impagas de derechos de aguas en la Región.
Rematar derechos de agua por 3,5 millones de litros por segundo al 2026 detalles
Se remató en primera instancia 2.4 millones de litros por segundo, y en segunda instancia 37.600 litros por segundo los que ya fueron retornados al Estado.
OBJ-5: Otros proyectos relevantes para la Región
16 subacciones
13 subacciones
1 subacciones
Obj-1: Resolver problemas de vivienda a usuarios que no acceden a SERVIU. Esto beneficia a familias pertenecientes al Subsistema Seguridades y Oportunidades
1. Programa Habitabilidad pasar 1930 a 3420 soluciones de habitabilidad para familias al 2022 detalles
El cumplimiento esta sobre lo esperado.
acumulado (2018-2019)
de 3.560 soluciones.
Obj-2: Incrementar beneficiarios del programa Autoconsumo, pertenecientes al 40% de mayor vulnerabilidad de la población.
1. Incrementar prestaciones del programa Autoconsumo incrementando a 12 meses la cobertura al 2022 detalles
DIPRES se evalúa la posibilidad de extender el programa a 9 meses.
Obj-3: Aumentar número de niños atendidos en el programa Centros de Apoyo a Hijos de Madres Temporeras (CAHMT)
1. Aumentar cobertura del Programa Centros de Apoyo a Hijos/as de Madres y Padres Temporeros/as. Pasar de 650 niños entre 6 y 12 a 2.250 el 2022 y a 5.500 al 2026 detalles
2020: 1.248 niños y
niñas atendidos.
Avance sobre cumplido.
Obj-4: Mejorar la capacidad de grupos comunitarios de realizar proyectos en conjunto para el beneficio de la comunidad
1. El programa Acción de la línea de Habilitación Social del FOSIS. Se busca incrementar la inversión social en un 15% cada año en el periodo 2019-2022 y en un 10% cada año en el período 2023-2026. detalles
Obj-5: Mejorar la entrega de herramientas al 40% más vulnerable de la población para que puedan emprender
1. El programa Yo Emprendo Semilla de Fosis, alcanzar a 3.017 al 2022 y 3.668 al 2026. con 3.668 beneficiarios. detalles
El programa lleva al mes de enero 2020 un total de 2570 beneficiarios a los que se les a dado apoyo en emprendimientos turísticos en la región de La Araucanía.
El diciembre se comenzaron las compras de los usuarios, compras que van en la linea con los planes de negocios trabajados.
En el mes de febrero se continúa con la etapa de compras, a la vez se inicia el periodo de seguimiento, proyectando el cierre para abril 2020.
2. Programa Acción Comunitaria de FOSIS, alcanzar al 2022 a 650 familias beneficiadas y al 2026 a 1.000 familias. detalles
Al mes de diciembre se comenzaron las compras a los usuarios, compras que van en linea con los planes de negocios trabajos.
En el mes de febrero 2020 se ejecuta la etapa de seguimientos, se inicia la etapa de cierre de las iniciativas, que se proyecta para marzo 2020.
Obj-1: Financiamiento del rezago de casos de regularización de la pequeña propiedad raíz
1. Eliminar el rezago de 2.923 expedientes de regularización detalles
Existe un sobre cumplimiento de la meta del primer año , ya que en la depuración de la base de datos se resolvieron un gran numero de expedientes el primer año.
Obj-2: Asignación de sitios de alta significación cultural
1. Transferencia de terrenos a comunidades (81 en posesión de conadi y 17 de dominio fiscal ). detalles
De estos 97 80 pertenecen a CONADI con 46 inscritos y 17 pertenecen al Fisco delos cuales hay 14 inscritos.
Obj-3: Catastro de la propiedad indígena
1. Digitalizar y Georreferenciar títulos de dominio detalles
Esta disponible en la pagina web del ministerio el catastro de la propiedad indígena
Obj-4: Administraciones de parques
1. Bases Licitación administración Parque Nacional Nahuelbuta detalles
2. Bases Licitación administración Parque Nacional Conguillio detalles
3. Bases Licitación administración Parque Nacional Huerquehue detalles
Obj-1: Apoyo al reciclaje
1. Construcción de 11 Puntos Limpios al año 2020 detalles
Formulación, responsabilidad Seremi Medio Ambiente y SERVIU Araucanía.
Financiamiento, responsabilidad GORE.
Consultoría de ajuste de diseño, unidad técnica responsable, SERVIU Araucanía
Licitación y seguimiento construcción, unidad técnica responsable, SERVIU Araucanía
2. Construcción de 8 Puntos Limpios al año 2021 detalles
3. Construcción de 7 Puntos Limpios al año 2022 detalles
4. Diseño y construcción de planta piloto de compostaje / vermicompostaje detalles
5. Ejecución de pilotos de recogida selectiva detalles
Esta iniciativa será parte del Programa de Educación Ambiental, programa que fue enviado al Gobierno Regional para revisión y financiamiento mediante FNDR, el pasado 27 de diciembre del presente (ver acción programa de educación ambiental).
6. Certificación de las competencias laborales de los recicladores de base detalles
Obj-2: Sensibilización de la Ciudadanía.
1. Ejecución de Programa de Educación Ambiental detalles
Formulación Programa “Educar para Reciclar”, responsabilidad Seremi Medio Ambiente.
Formulación proyecto “Construcción de Centro de Educación Ambiental Regional”, responsabilidad Seremi del Medio Ambiente, contraparte técnica constructiva (por definir) y entidad facilitadora de terreno (por definir).
Financiamiento programa y proyecto antes descritos, responsabilidad GORE.
2. Implementación de Puntos Limpio Móvil Educativo detalles
Esta iniciativa será parte del Programa de Educación Ambiental, programa que fue enviado al Gobierno Regional para revisión y financiamiento mediante FNDR, el pasado 27 de diciembre del presente
3. Ejecución de concursos Fondo de Protección Ambiental detalles
En ejecución, de acuerdo a los recursos rendidos por las organizaciones beneficiadas, de manera mensual (revisar reporte de avance mensual informado).
4. Construcción de Centro de Educación Ambiental Regional detalles
Obj-3: Gestión de la Calidad del Agua: Monitoreo de Calidad del Agua, Desarrollo de Estudios e Investigaciones.
1. Estudio Análisis de medidas de reducción de nutrientes (nitrógeno y fósforo, DEFAULT) detalles
2. Campaña de monitoreo biológico en el lago Villarrica detalles
Obj-4: Implementación de Medidas de Reducción de Nutrientes (N y P) en el Marco del Plan de Descontaminación de las Aguas del Lago Villarrica.
1. Estudios de pre factibilidad municipal de aguas servidas en Curarrehue y Catripulli detalles
No se abordará este tema directamente por parte de la Seremi de Medio Ambiente, sino que se encuentra siendo abordado por el Municipio de Curarrehue
2. Implementación de sistemas de tratamiento de aguas servidas de Curarrehue detalles
El Municipio de Curarrehue evaluará presentar esta iniciativa, una vez que se tengan las medidas propuestas del Plan de descontaminación del Lago Villarrica y una vez que se cuente con los resultados de la prefactibilidad del proyecto PMB N° 9104160403.
3. Programa de reforestación con vegetación nativa en áreas riparianas en la cuenca. Diseño e implementación de un sistema de alcantarillado borde sur lago Villarrica detalles
Se considera un programa de reforestación a través de iniciativas piloto en la cuenca del lago Villarrica
4. Programa de educación y difusión en materia de conservación de ecosistemas acuáticos y Plan de descontaminación del lago Villarrica detalles
Este programa será realizado con fondos del Ministerio del Medio Ambiente, una vez que se cuente con la entrada en vigencia del Plan de descontaminación del lago Villarrica
5. Programa de conexión de viviendas urbanas a redes de alcantarillado de aguas servidas de Villarrica y Pucón detalles
No se abordará este tema por parte de la Seremi de Medio Ambiente.
Los Municipios de Villarrica y Pucón, evaluarán esta iniciativa, una vez que se tengan las medidas propuestas del Plan de descontaminación del Lago Villarrica.
6. Mejora en sistemas de tratamientos de efluentes de la acuicultura para abatimiento de fósforo y nitrógeno disueltos detalles
7. Tratamiento de aguas lluvias urbanas o entubamiento y tratamiento de aguas en canales urbanos de Villarrica, Pucón y Curarrehue detalles
No se abordará este tema por parte de la Seremi de Medio Ambiente
Obj-5: Conservación y gestión de Biodiversidad y Recursos Naturales
1. Evaluación del estado de conservación de las Áreas de Alto Valor Ecológico, principalmente asociados a los humedales presentes en la región detalles
2. Actualización de los Planes de manejo de las áreas Silvestres protegidas del Estado, en el marco de la futura creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres protegidas detalles
No se abordará este tema en el corto plazo por parte de la Seremi de Medio Ambiente
Obj-6: Cumplir con el PDA de Temuco y Padre las Casas y reducir emisiones de MP
1. Programa de recambio de calefactores detalles
La etapa de ejecución de estos recambios (2019) se inició en noviembre de 2019, y a la fecha del 29 de febrero se realizaron 1.947 recambios, lo que implica un avance en la ejecución de un 17,88% (3.933/22.000) de la meta global de 22.000 recambios comprometidos en el Plan Impulso.
2. Programa de Mejoramiento de Calderas a Biomasa en las Comunas de Temuco y Padre Las Casas detalles
Dado que no se cuenta con recursos sectoriales (MMA), se presentará un proyecto al GORE-Araucanía para búsqueda de financiamiento, lo que se realizará en marzo de 2020
Obj-7: Mejorar calidad del aire en comunas priorizadas
1. Programa de Gestión en Calidad de Aire detalles
Acciones 2020, si existe financiamiento:
- Licitación y ejecución de campaña de monitoreo en comunas de la región
2. Programa Fortalecimiento de Competencias detalles
Fase 1: Implementación del programa en 5 comunas. (2018-2019)
Fase 2: Seguimiento Fase 1 e Implementación del programa en 6 comunas. (2020)
Fase 3: Seguimiento Fase 2 e Implementación del programa en 5 comunas. (2021)
Fase 4: Seguimiento Fase 3 e Implementación del programa en 4 comunas. (2022)
3. Programa de Recambio en Comunas, se proyecta para el periodo 2018-2026, ejecutar más de 12.000 recambios de calefactores a leña en distintas comunas de la región, las que serán priorizadas de acuerdo a los indicadores de calidad de aire detalles
La presentación de los Términos de referencia al GORE para realizar monitoreo de calidad de aire en comunas, dependerá de la respuesta favorable de financiamiento.
Area-3: Vialidad urbana
1.REPOSICIÓN CALLE TACNA ENTRE LATORRE Y SGTO. ALDEA - VICTORIA detalles
2.CONSTRUCCIÓN VÍAS DE EVACUACIÓN PTO. SAAVEDRA detalles
Proyecto en ejecución normal
3-MEJORAMIENTO BANDEJÓN CENTRAL AV. PRAT (BRASIL Y MATTA) LAUTARO detalles
4-MEJORAMIENTO CALLE EL REGADÍO ENTRE 1 NORTE Y LOS CONQUISTADORES - TEMUCO. detalles
5-MEJORAMIENTO AV. LUIS DURAND ENTRE AV. ANDES - EL CARMEN, TEMUCO detalles
Area-4: Vialidad interurbana
1.MEJORAMIENTO RUTAS S-464 Y S-488; ALMAGRO - BARROS ARANA detalles
En trámite de re-adjudicación por parte de unidad técnica, vialidad MOP.
2.CONSERVACIÓN CAMINO HUAMAQUI LOS CHILCOS, KM 0,0 AL 15,5; CHOL CHOL detalles
Solicita incremento para adjudicar
3. CONSTRUCCIÓN CICLOVÍA LONQUIMAY - LAS RAÍCES detalles
Proyecto en funcionamiento, ejecución
4-MEJORAMIENTO CAMINO CUDICO-PINO HUACHO, VILLARRICA detalles
MOP liquidó contrato por incumplimiento de la empresa
Area-2: Educación
1. REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL LOS AVELLANITOS detalles
2-REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL LAS AVELLANITAS, LAUTARO detalles
3-REPOSICIÓN COLEGIO MUNICIPAL MUNDO MÁGICO - TEMUCO detalles
4-REPOSICIÓN LICEO E INTERNADO C-14, LONQUIMAY detalles
5-REPOSICIÓN LICEO CIENCIAS Y HUMANIDADES PITRUFQUEN detalles
6-REPOSICIÓN ESCUELA MUNICIPAL SAN JUAN DE AILLINCO, GALVARINO detalles
7-REPOSICIÓN ESCUELA MANZANAR, COMUNA DE LUMACO detalles
8-REPOSICIÓN LICEO ATENEA CUNCO detalles
Preparando licitación
9-REPOSICIÓN ESCUELA TEMUCUICUI, ERCILLA detalles
10-REPOSICIÓN ESCUELA MARTIN ALONQUEO, GENERAL LÓPEZ, VILCÚN detalles
11-REPOSICIÓN ESCUELA COLLIN ALTO, VILCÚN detalles
12-REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO COMPLEJO EDUCACIONAL COLLIPULLI detalles
13-REPOSICIÓN ESCUELA BÁSICA LICANCURA, CURARREHUE detalles
14-REPOSICIÓN ESCUELA MIGUEL HUENTELEN COLLIPULLI detalles
15-REPOSICIÓN ESCUELA SALVADOR ALLENDE DE PAILAHUEQUE ERCILLA detalles
Area-5: Caminos básicos
1. CONSERVACIÓN CC BB CHUCAUCO SCHLEYER - VIDA NUEVA COM VILLARRICA detalles
MOP liquido contrato por incumplimiento de la empresa
2- CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO CUARTA FAJA, GORBEA detalles
Preparación de antecedentes licitación
3-CONSERVACIÓN CC BB VILCÚN CODAHUE VEGA REDONDA, COMUNA DE VILCÚN detalles
Diseño en proceso de actualización por parte de vialidad
4-CONSERVACIÓN CC BB LAUTARO LOS PRADOS SAN PATRICIO ROL S-15 VILCÚN detalles
5-CONSERVACIÓN CAMINO TROVOLHUE - SAN JUAN TROVOLHUE S 114, CARAHUE detalles
Se requiere aumento de recursos para único oferente
6-CONSERVACIÓN CC.BB LOS GALPONES QUINQUE COMUY, PITRUFQUEN detalles
7-CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO PATA DE GALLO - TEMUCO 5 MANZANOS detalles
8-CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO ALMAGRO PANCUL CARAHUE detalles
9-CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO ACCESO REDUCCIÓN TRARULEMU detalles
10-CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO ANGOL MANZANAR FUNDO ITRAQUE detalles
11-CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO PUENTE PEULE - VILLA BOLDOS detalles
12-CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO MONTEBELLO CHAPO CRUCE OÑOICO detalles
13-CONSERVACIÓN BÁSICAS (CCBB) 2019 detalles
Iniciativa en evaluación
14-CONSERVACIÓN BÁSICAS (CCBB) 2020 detalles
15-CONSERVACIÓN BÁSICAS (CCBB) 2021 detalles
Area-6: Caminos básicos intermedios
1. MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO CAMINO ANTIGUO TRAIGUÉN detalles
2-MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS PROVINCIA MALLECO 2016 - 2018 detalles
3-MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS PROVINCIA CAUTÍN 2016 - 2018 detalles
4-MEJORAMIENTO CBI RUTA S-464 QUEPE-BOROA, FREIRE detalles
En trámite modificación de contrato
5-CONSERVACIÓN INTERMEDIAS (CBI) 2019 detalles
Proyecto en evaluación
6-CONSERVACIÓN INTERMEDIAS (CBI) 2020 detalles
7-CONSERVACIÓN INTERMEDIAS (CBI) 2021 detalles
Area-7: Caminos comunidades indígenas
1. CONSERVACIÓN CAMINOS ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS PUCÓN detalles
2.CONSERVACIÓN CAMINOS ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS CUNCO 2016 detalles
Proyecto con termino anticipado
3. CONSERVACIÓN CAMINO ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS FREIRE 2016 detalles
4. CONSERVACIÓN CAMINOS, ACCESOS COMUNIDADES INDÍGENAS FREIRE 12 detalles
5-CONSERVACIÓN CAMINOS, ACCESOS A COMUNIDADES INDÍGENAS EN PERQUENCO detalles
6.CONSERVACIÓN COMUNIDADES INDÍGENAS COMUNA DE VILCÚN detalles
En proceso de liquidación de contrato por incumplimiento del contratista
7-CONSERVACIÓN CAMINO ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS GALVARINO detalles
8-CONSERVACIÓN CAMINO ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS NUEVA IMPERIAL detalles
9-CONSERVACIÓN CAMINO ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS PADRE LAS CASAS detalles
10-CONSERVACIÓN CAMINO ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS CHOL CHOL detalles
11-CONSERVACIÓN CAMINO ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS MELIPEUCO detalles
Vialidad liquidará contrato por incumplimiento de la empresa
12-CONSERVACIÓN CAMINO ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS CARAHUE detalles
13-CONSERVACIÓN CAMINO ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS FREIRE N° 14 detalles
14-CONSERVACIÓN CAMINO ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS LAUTARO detalles
Proyecto con problemas
Termino anticipado del proyecto
15-CONSERVACIÓN CAMINO ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS CURARREHUE detalles
Proyecto no adjudicado por razones de costos
16-CONSERVACIÓN CAMINO ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS PITRUFQUEN detalles
Proyecto con término anticipado
17-CONSERVACIÓN CAMINO ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS GORBEA detalles
18-CONSERVACIÓN CAMINO ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS LONCOCHE detalles
19-CONSERVACIÓN CAMINO ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS TOLTÉN detalles
20-CONSERVACIÓN CAMINO ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS PUERTO SAAVEDRA detalles
21-CONSERVACIÓN CAMINO ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS VILLARRICA detalles
Con término anticipado
22-CONSERVACIÓN CAMINO ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS COLLIPULLI detalles
En preparación contratación de la empresa
23-CONSERVACIÓN CAMINO ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS LOS SAUCES. detalles
24-CONSERVACIÓN CAMINO ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS VICTORIA. detalles
En Contraloria para adjudicación
25-CONSERVACIÓN CAMINO ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS ANGOL detalles
Tercera licitación declarada desierta
26-CONSERVACIÓN CAMINOS ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS DE ERCILLA detalles
27-CONSERVACIÓN CAMINOS DE ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS DE TRAIGUÉN detalles
28-CONSERVACIÓN CAMINOS DE ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 detalles
29-CONSERVACIÓN CAMINOS DE ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS 2020 detalles
30-CONSERVACIÓN CAMINOS DE ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS 2021 detalles
Area-8: Electrificación rural
1-CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR HUAPITRIO, COLLIPULLI detalles
2-CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SAN ANDRÉS Y OTROS, COLLIPULLI detalles
3-CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL VARIOS SECTORES, GORBEA detalles
4-CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL AGUA SANTA AGUA FRÍA PEU PEU, LAUTARO detalles
5-CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL COMUNIDAD MATEO ÑIRRIPIL, LAUTARO detalles
Proyecto en fase de instalación domiciliaria y posterior energización
6-CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL COMUNIDAD HILARIO PICHINAO, LAUTARO detalles
7-CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL TRES ESQUINAS LOS AROMOS, LAUTARO detalles
8-CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR FELIPE NITRIHUALA, LONCOCHE detalles
9-CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL COMUNIDAD PÉREZ MOLFINQUEO, LONCOCHE detalles
10-CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR CRUZACO, LONQUIMAY detalles
11-CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR COLICO MAHUIDANCHE, PITRUFQUEN detalles
12-CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR EL CERDUO, PUCÓN detalles
Iniciativa con problemas
13-NORMALIZACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR EL TESORO, TRAIGUÉN detalles
Los beneficiarios de esta iniciativa serán parte de un nuevo proyecto que está en etapa de formulación.
14-CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL CHAVOL TOQUIHUE, VICTORIA detalles
15-CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR CALIFORNIA LOS PLACERES, VICTORIA detalles
16-CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL CARAHUE 1, HUEÑALIHUEN Y OTROS detalles
Iniciativa en proceso de postulación en municipio.
17-CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL CARAHUE 2,ALTO LONCOYAMO Y OTROS detalles
18-CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL CARAHUE 3, ALTO AILLINCO Y OTROS detalles
19-CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL CARAHUE 4,MACHACO Y OTROS detalles
Iniciativa en etapa de evaluación técnica por parte de frontel
20-CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL CARAHUE 5, RUCADIUCA Y OTROS detalles
21-CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL CARAHUE 6, PANCUL Y OTROS detalles
22-CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL CARAHUE 7,BUTACO Y OTROS detalles
23-CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR PAILACOYAN, CARAHUE detalles
24-CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR TRENG TRENG, CHOLCHOL detalles
25-CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR YENEHUE CABURGA, CUNCO detalles
Iniciativa sin factibilidad económica se reemplazará por otra
26-CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR RILUL, CURARREHUE detalles
En análisis de la unidad técnica de electrificación rural (uter) del gore
27-CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL FREIRE 1 (RAYIN Y OTROS), FREIRE detalles
28-CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL FREIRE 2 (MANQUI Y OTROS) FREIRE detalles
29-CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL FREIRE 3 (LEPIAN Y OTROS) FREIRE detalles
Iniciativa en proceso de postulación en municipio
30-CONSTRUCCIÓN ELECT. RURAL FREIRE 4 (COÑOEPAN Y OTROS) FREIRE detalles
31-CONSTRUCCIÓN ELECT. RURAL COMUNIDAD ANTONIO CAYUFILO, LONCOCHE detalles
32-CONSTRUCCIÓN ELECT. RURAL SECTOR SAN JOSÉ DE MIRAMAR , IMPERIAL detalles
No existen viviendas en el sector se reemplazará por otra iniciativa
33-CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR ENTUCO, P LAS CASAS detalles
34-CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR CODOPILLE, PADRE LAS CASAS detalles
35-CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR HUINCUL NORTE, SAAVEDRA detalles
En evaluación de factibilidad de servidumbre eléctrica indígena
36-CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR TREN TREN BUDI, SAAVEDRA detalles
37-CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR YENEHUE Y OTROS, T. SCHMIDT detalles
38-CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR PORMA Y OTROS, T. SCHMIDT detalles
39-CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR MOLONHUE Y OTROS, T SCHMIDT detalles
Iniciativa en etapa de evaluación técnica por parte de frontel.
40-CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR EL COIHUE Y OTROS, T SCHMIDT detalles
41-CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL VARIOS SECTORES NORTE, TOLTÉN detalles
42-CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL VARIOS SECTORES SUR, TOLTÉN detalles
Area-9: Otras áreas
1-MEJORAMIENTO TEATRO MUNICIPAL ETAPA II, ANGOL detalles
2-RESTAURACIÓN TEATRO MUNICIPAL DE RENAICO detalles
3-CONSTRUCCIÓN CASA MUSEO DE PABLO NERUDA EN TEMUCO detalles
Iniciativa no priorizada para etapa siguiente
4-MEJORAMIENTO INTEGRAL CASA DE MAQUINAS, MUSEO NACIONAL FERROVIARIO detalles
5-REPOSICIÓN BIBLIOTECA MUNICIPAL TEODORO SCHMIDT detalles
1° licitación desierta por sobre precio. En 2° licitación.
6-REPOSICIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL DE LONQUIMAY detalles
7-REPOSICIÓN BIBLIOTECA PUBLICA, CURARREHUE detalles
8-MEJORAMIENTO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL LAUTARO detalles
9-CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA MUNICIPAL, NUEVA IMPERIAL detalles
10-CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA detalles
11-CONSERVACIÓN GIMNASIO MUNICIPAL, COLLIPULLI detalles
12-CONSERVACIÓN GIMNASIO MUNICIPAL, COMUNA DE RENAICO detalles
13-CONSERVACIÓN GIMNASIO MÍNIMO PILLANLELBUN, LAUTARO detalles
14-REPOSICIÓN GIMNASIO CAPITÁN PASTENE, LUMACO detalles
15-REPOSICIÓN GIMNASIO MUNICIPAL, PUCÓN detalles
16-CONSTRUCCIÓN GIMNASIO C.D.P. VILLARRICA detalles
17-CONSERVACIÓN GIMNASIO MUNICIPAL PUERTO SAAVEDRA detalles
18-CONSTRUCCIÓN PARQUE VIADUCTO MALLECO, COLLIPULLI detalles
19-MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS, MELIPEUCO detalles
20-MEJORAMIENTO INTEGRAL PLAZA DE PAILAHUEQUE - ERCILLA detalles
21-MEJORAMIENTO PLAZA PABLO NERUDA SECT. EL MIRADOR - ANGOL detalles
22-HABILITACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE PURÉN detalles
23-REPOSICIÓN ESTADIO STA. GUADALUPE, LAUTARO detalles
24-REPOSICIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE LICAN RAY, COMUNA DE VILLARRICA detalles
25-REPOSICIÓN INTEGRAL ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE COLLIPULLI detalles
Iniciativa se ejecutará por contratación directa
26-CONSERVACIÓN CANCHA N° 1 CON PASTO SINT. ESTADIO MUN. NUEVA IMPERIAL detalles
27-CONSTRUCCIÓN BAÑOS, CAMARINES Y GRADERÍAS CANCHA N° 2 ESTADIO DE VILLARRICA detalles
28-REPOSICIÓN CUARTEL PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS, MELIPEUCO detalles
Iniciativa con término anticipado de contrato. Licitación privada con inicio en junio para dar continuidad.
29-REPOSICIÓN CUARTEL DE BOMBEROS DE CUNCO detalles
30-CONSTRUCCIÓN CUARTEL DE BOMBEROS BRIGADA METRENCO PLC detalles
31-CONSTRUCCIÓN CUARTEL BRIGADA FUNDO EL CARMEN, TEMUCO detalles
liquidación de contrato en trámite. Se cambiará unidad técnica
32-REPOSICIÓN CUARTEL DE BOMBEROS QUINTA COMPAÑÍA DE NEHUENTUE detalles
33-CONSTRUCCIÓN CUARTEL DE BOMBEROS PRIMERA COMPAÑÍA CARAHUE detalles
Liquidación de contrato en trámite. Aún no se resuelve problema legal por servidumbre para factibilidad sanitaria
34-CONSTRUCCIÓN CUARTEL DE BOMBEROS SEGUNDA CIA. VILLARRICA detalles
En cambio de u. técnica para diseño.
35-NORMALIZACIÓN CUADRA PERSONAL CCP VICTORIA detalles
36-CONSERVACIÓN ALDEA INTERCULTURAL CURARREHUE detalles
37-CONSTRUCCIÓN CENTRO INTEGRAL ADULTO MAYOR CIAM COMUNA CURACAUTÍN detalles
38-RESTAURACIÓN COMPLEJO IGLESIA PERPETUO SOCORRO, TEMUCO detalles
39-CONSERVACIÓN LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO NUEVA IMPERIAL detalles
40-CONSERVACIÓN ALUMBRADO PUBLICO PERQUENCO detalles
41-CONSERVACIÓN A.P. LOC. QUINO, PUA, SELVA OSCURA Y CENTRO VICTORIA detalles
42-CONSTRUCCIÓN RED COLECTORES DE AGUAS LLUVIA DE FREIRE detalles
43-CONSTRUCCIÓN OBRAS LACUSTRES RIVERA LAGO VILLARRICA detalles
44-CONSTRUCCIÓN PUNTOS LIMPIOS EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA detalles
45-CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS COMUNA DE LAUTARO detalles
Iniciativa con problemas legales. Se reemplazará por otra de costos similares
46-REPOSICIÓN FERIA ABASTO MUNICIPAL, CURACAUTÍN detalles
Incitativa con problemas
47-CONSTRUCCIÓN FERIA HORTOFRUTÍCOLA MAYORISTA, PLC detalles
48-REPOSICIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL, CUNCO detalles
49-REPOSICIÓN EDIFICIO MUNICIPAL PERQUENCO detalles
50-REPOSICIÓN PARCIAL EDIFICIO CONSISTORIAL ANGOL detalles
51-REPOSICIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL DE GORBEA detalles
Proyecto con atraso
52-CONSTRUCCIÓN RODOVIARIO COMUNA DE LAUTARO detalles
53-REPOSICIÓN TERMINAL DE BUSES HUALPIN COMUNA DE T. SCHMIDT detalles
Obj-1: Transformar parques nacionales y monumentos naturales en polos de atracción turística de alto estándar sustentable.
Desarrollar 4 proyectos concesionados de infraestructura de alto estándar sustentable en los parques nacionales Conguillío, Nahuelbuta, Villarrica y Huerquehue. detalles
-PN Villarrica: Se esta trabajando en los Planos enrolados por SII, la comisión especial de enajenaciones regional, para tasación y elaboración de expediente de licitación.
-PN Conguillio: Se están definiendo los polígonos concesión N°1
-PN Nahuelbuta: inicio 2021
-PN Huerquehue: Inicio 2021
Incorporaremos productivamente a comunidades aledañas a 4 parques nacionales: Conguillío, Nahuelbuta, Villarrica y Huerquehue detalles
Proyecto Conguillío: Se elaboró el mapa de actores relevantes asociados al área silvestre protegida. Con dicha información se determinará con quienes establecer nuevos convenido de asociatividad. Se logró establecer 14 actores relevantes.
- Proyecto Nahuelbuta: Se elaboró el mapa de actores relevantes asociados al área silvestre protegida. Con dicha información se determinará con quienes establecer nuevos convenido de asociatividad. Se logró establecer 4 actores relevantes.
- Proyecto Huerquehue: Se elaboró el mapa de actores relevantes asociados al área silvestre protegida. Con dicha información se determinará con quienes establecer nuevos convenido de asociatividad. Se logró establecer 10 actores relevantes.
- Proyecto Villarrica: Se elaboró el mapa de actores relevantes asociados al área silvestre protegida. Con dicha información se determinará con quienes establecer nuevos convenido de asociatividad. Se logró establecer 59 actores relevantes.
Programa Anfitriones y Panoramas Parques Nacionales de SERNATUR
Programa Juntos de SERCOTEC, se fomentará el desarrollo de nuevos negocios asociativos o la mejora de los ya existentes. 2 cooperativas o agrupaciones por parque.
Programa Promoción y canales de comercialización de SERCOTEC, facilitando una vitrina que contribuya a la promoción y comercialización de sus productos o servicios
Programa Bienes Públicos de CORFO. Modelos de Gestión de Gobernanza para cada parque
Transformaremos 1 monumento natural de la región como polo atractivo, natural, cultural y deportivo. Monumento Natural Cerro Ñielol detalles
- Con fecha 29.11.20119 la Iniciativa de Inversión Código BIP: 30480896, REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ADMINISTRATIVA DEL MONUMENTO NATURAL CERRO ÑIELOL, que postula a la etapa DISEÑO del año 2019 ha sido Autorizado el RATE: RS (Recomendación favorable).
Consejo Regional aprueba aprox. 225 millones para desarrollar la contratación de la consultoría de la etapa de diseño.
Se mejorará y construirá una nueva infraestructura turística y administrativa en los siguientes parques nacionales: Conguillío, Nahuelbuta, Villarrica y Huerquehue. detalles
-PN Conguillio: Durante enero 2020 se sostuvo reunión en Temuco entre Subsecretaría de Turismo y Conaf para analizar el monto propuesto de $320 millones y que este diseño sea trabajado en conjunto con la Dirección de Arquitectura del MOP Araucanía.
-PN Nahuelbuta: En marzo se debe subir el proyecto al sistema de MIDESO.
-PN Huerquehue: Recopilación de antecedentes preliminares para elaboración de perfil de proyecto a la etapa de Diseño
-PN Villarica: Ejecución de obras se mantiene de manera normal (según proyecto las obras deben finalizar en diciembre del 2020).
Obj-2: Posicionar a la Araucanía como destino turístico nacional e internacional
Aumentar en un 25% la llegada de turistas nacionales y extranjeros, alcanzando el 2026 la llegada de 1.031.250 turistas a la región detalles
Primera etapa terminada 2018 (M$232.000). Convenio 2019 ya tomó razón en controlaría regional. Transferencia de recursos 2019 ya realizada por M$824.000. Se ejecuta en diciembre el CIERRE del programa 2019 acorde a la planificación, TENIENDO UNA EJECUCIÓN DEL 100% DE LAS ACTIVIDADES. YA SE PLANIFICO PROGRAMA 2020, ejecución de acciones se prevé para mes de marzo 2020.
Incrementar en un 40% la llegada de turistas nacionales y extranjeros a áreas silvestres protegidas, alcanzando el 2022 la llegada de 567.000 personas detalles
El dato entregado por CONAF de noviembre de 2019, se logra aumento de 2,9% versus cifra alcanzada año 2018 y restando un 11,46% para alcanzar meta año 2022
OBJ-2: Otorgar las condiciones óptimas para el desarrollo de clases en zonas rurales de la región
1. Reposición de 15 escuelas Rurales al 2022 detalles
A diciembre de 2019, la distribución de avance de las 15 escuelas, es la siguiente:
No iniciados: 2
En operación: 0
7 colegios de 15, están terminados en cuanto a su infraestructura, y los restantes se encuentran con un avance significativo. Estos 7 colegios se encuentran en diversas etapas de la licitación del mobiliario para luego efectuar el proceso de reconocimiento oficial. Existe dos colegios de la comuna de Cholchol, cuya contratación se encuentra paralizada debido a reclamos al tribunal de compras públicas por parte de uno de los oferentes en su licitación. Un colegio de la comuna de Cholchol (Escuela Malalche bajo), tiene problemas de financiamiento y uno de la comuna de Melipeuco (Escuela Carén), en que hubo un término anticipado de contrato.
OBJ-3: Revalorizar la Educación media Técnico Profesional y atender la demanda de educación y capacitación en CFT existente en la provincia de malleco.
1. Estudio de factibilidad para Centro Formación Técnica (CFT) Estatal, sede Angol detalles
Este estudio de factibilidad se encuentra finalizado, siendo la próxima etapa de la iniciativa la de Mejoramiento de la infraestructura del Centro Formación Técnica Estatal, sede Lautaro.
2. Mejoramiento infraestructura para Centro Formación Técnica Estatal, sede Lautaro detalles
Con respecto al Mejoramiento de infraestructura para CFT sede Lautaro cabe mencionar que el Proyecto está en preparación, originalmente estaba contemplado su inicio para octubre 2019, pero según lo indicado por el seremi de educación Araucanía, esta fecha se trasladaría a Marzo 2020. Paralelamente han existido problemas con la demanda de alumnos. Se estudiará la factibilidad y reenfoque del desarrollo del proyecto, dado la baja demanda de alumnos que se presenta.
OBJ-4: Mejorar el idioma inglés de alumnos y profesores
1. Pasantías para estudiantes detalles
Están consideradas pasantías a países de habla inglesa, en los planes de iniciativas FAEP 2019 de las comunas de Angol, Cunco, Loncoche, Temuco, Traiguén, Victoria y Villarrica. Las que aún no se concretan.
Cabe señalar que las pasantías programadas para desarrollar en los meses de Octubre, Nov. Y Dic. de 2019, fueron re-calendarizadas para el 2020 producto de la contingencia social existente en el país.
2. Pasantías para docentes detalles
La meta de 40 pasantías para docentes para el año 2022, a noviembre de 2019, se encuentra cumplida; hoy se encuentran 49 docentes con pasantías realizadas, esto representa un sobre cumplimiento equivalente al 123% al mes de diciembre de 2019.
OBJ-5: Mejorar la educación de lengua y cultura de los pueblos indígenas
1. Perfeccionamiento para educadores tradicionales detalles
Cabe señalar que se realizaron jornadas de Constatación de competencias lingüísticas y culturales entre los meses de Noviembre y diciembre 2019, con una asistencia y acreditación de 250 educadores.
2. Programa educación intercultural bilingüe detalles
Para este programa de educación intercultural bilingüe, su comienzo está supeditado a los resultados de la consulta indígena sobre bases curriculares para la asignatura de lengua y cultura indígena ancestral de 1° a 6° básico. Los resultados de esta consulta, así como dichas bases, aún no han sido publicadas, por lo que aún no comienza.
OBJ-7: Mejorar la integración intercultural en libros de historia.
1. Crearemos una comisión sobre el lenguaje de libros de Historia. detalles
Esta comisión no ha sido nominada aún por Mineduc .
a. El plazo para su creación es: No hay una fecha establecida.
b. Los objetivos son: establecer un lenguaje concordado con representantes de los pueblos originarios ancestrales, que refleje su posición con respecto a los hechos de nuestro pasado.
c. Los productos esperados son: un lenguaje común, concordado, a ser utilizado en los futuros libros de historia.
d. Primeros resultados: Sin fecha comprometida.
2. Consulta indígena bases curriculares asignatura de lengua y cultura indígena 1° a 6° básico. detalles
Este proceso continúa en la subsecretaría de educación. Corresponde a la etapa 4 de la consulta de dialogo entre los pueblos y el estado, esta concluyó en marzo 2019. En estos momentos se está en una etapa de sistematización, para su posterior comunicación de los resultados.
a.Los objetivos son: Incorporar la visión de los pueblos originarios en las bases curriculares a ser contempladas en la asignatura de lengua y cultura indígena ancestral de 1° a 6° básico.
b.Los productos esperados son: informe final del proceso. Bases curriculares de 1° a 6° básico de la asignatura de lengua y cultura indígena ancestral.
c.Primeros resultados: Se espera tener los resultados en los próximos meses, sin una fecha exacta definida aún.
Obj-3: Convertir al turismo regional en un eje central del desarrollo productivo
Incrementaremos en un 40% las prestaciones de servicios turísticos registrados en el servicio nacional de turismo, pasando de 1.389 a 2.000 servicios al 2022 detalles
A mes de enero 2020, se llega a una cifra total de 1.684 registros.
SERNATUR nacional en el mes de octubre amplio su formato legal de Registro de Empresas de Turismo (Decreto N°19 apruébase el reglamento para la aplicación del sistema de clasificación calidad y seguridad de los prestadores de servicios turísticos.
Vincularemos 360 organizaciones a encadenamientos productivos detalles
Programa de Redes de Oportunidades de Negocios de SERCOTEC se ejecuto en un 100%
Formalizaremos 446 empresas en prestaciones turísticas detalles
-Programa Capital Semilla Emprende: Se formalizaron 78 empresarios turísticos.
-Programa Subsidio Asignación Flexible: Los beneficiarios serán seleccionados en abril. Se esperan entre 6 a 9 nuevos beneficiarios del eje turismo. Se espera abrir un concurso en el mes de mayo o junio con recursos regionales del FNDR.
-Programa Apoyo Al Emprendimiento, PRAE: Proyectos de eje agrícola. Se espera abrir un concurso en el mes de mayo o junio con recursos regionales del FNDR.
Apoyaremos a 100 nuevas empresas para obtención de resoluciones sanitarias detalles
Adjudicación: Cobertura 29 empresas el año 2019
Realizaremos 1.190 acciones de capacitación para prestadores de servicios turísticos con instrumentos que promuevan su fortalecimiento Empresarial detalles
-Programa de formación empresarial de SERCOTEC: Programa de formación empresarial de SERCOTEC. Programa de formación empresarial de SERCOTEC: A la fecha se han realizado el 100% de las acciones planificadas.
-Programa de formación de competencia PFC de CORFO: Programa de formación de competencia PFC de CORFO: Se espera abrir un concurso en el mes de mayo o junio con recursos regionales del FNDR.
-Programa de difusión y transferencia tecnológica PDT de CORFO: Se está en proceso de evaluación de dos iniciativas relacionadas al turismo. Se espera beneficiar a cerca de 30 beneficiarios
Apoyaremos a 472 empresarios turísticos en infraestructura y equipamiento productivo detalles
-Programa Crece Turismo de SERCOTEC: Ejecutada 100% primera convocatoria con 78 empresarios y en ejecución 2da convocatoria para 79 empresarios adicionales.
-Programa de Inversión Productiva IPRO de CORFO: : Se espera abrir un concurso en abril con fondos sectoriales y en el mes de junio otro concurso con fondos regionales
Desarrollaremos nuevos productos turísticos mapuche en destinos costa, Nahuelbuta y Araucanía andina detalles
-Paraísos Indígenas (CONADI): El programa fue reformulado y objetado técnicamente por MIDESO, pero de todas formas pasará a discusión presupuestaria año 2020. Durante el mes de noviembre se consolida la cifra de presupuesto 2020 y extraoficialmente alcanzará los $426.600.000 millones de pesos años 2020.
Programa de Bienes Públicos de CORFO: EN ENERO, SE REALIZA PRIMERA REUNIÓN ENTRE SERVICIOS Y LA UC, ASÍ COMO VISITA DE TERRENO A HUMEDAL MOKUL PARA REUNIÓN CON DIVERSOS BENEFICIARIOS. Participa de Subsecretaría de Turismo, Conadi y empresarios mapuches.
Programa Juntos Indígenas de SERCOTEC: Actualmente en etapa de ejecución con dos empresas beneficiadas “Cooperativa Expoarte Curarrehue” ubicada en la Zona de Huerquehue y la otra “Cooperativa Mujeres Mapuche de Nahuelbuta” ubicada en Nahuelbuta.
- Para el proyecto Nahuelbuta, se benefició a la cooperativa “Mujeres del Nahuelbuta\" la cual pertenece al rubro del turismo intercultural mapuche formada por 10 empresarias quienes desarrollan distintos ámbitos del arte mapuche rescatando técnicas ancestrales como telares, alfarería, proceso de producción de lana y gastronomía. Su proyecto consiste en la implementación y puesta en marcha de la ruta turística Inarrumen.
- Para el Proyecto de Huerquehue se benefició a la cooperativa “ExpoArte Curarrehue”, la cual pertenece al rubro de la creación de artesanías en la comuna de Curarrehue, estas creaciones están relacionadas con la cultura mapuche y corresponden a orfebrería, textilería, agro elaborados, madera y fibra vegetal. Su proyecto consiste en la Implementación y puesta en marcha de Centro Expo Arte Curarrehue (Cafetería y Venta de Arte).
Programa Fortalecimiento de Productos Integrados Turismo Indígena de SERNATUR Nacional: Licitación adjudicada a la empresa Travolution con fecha 15/02/2019. Programa finaliza en diciembre 2020.
Potenciar rutas turísticas con identidad patrimonial y cultural detalles
-Ruta Patrimonial del Imperial al lago Budi: DURANTE MES DE ENERO SE CONSOLIDA INFORME TÉCNICO 2 ENTREGADO POR LA UC (el informe entrega Hitos de la ruta, Relatos Turísticos, Imagen logo de ruta y Sistema de señalización turística). Toca a Bienes Nacionales analizar y solicitar mejoras. También la UC tuvo reunión de terreno con Mesa de los Siete Territorios rurales de comuna de Saavedra, organización de base local.
Ruta Patrimonial: de Cautín a Ranquil: Programado para 2021
Resguardaremos la pesca recreativa para el fomento del turismo detalles
Actividad de tratamiento de la Conducta de Riesgo
N° Acciones Comprometidas
Fiscalizar la normativa de pesca recreativa
Responder frente a denuncias de Pesca Ilegal
100% de las denuncias recibidas por SIAC
Suscribir y/o mantener convenios para la venta de licencias de Pesca Recreativa con instancias públicas y/o privada.
Mantener 100% de los Convenios 2019
Capacitar a instituciones fiscalizadoras (Carabineros Armada, Inspectores adhonorem y 46 47 de la ley)
Controlar acciones de desinfección en campeonatos de Pesca Recreativa y otros deportes náuticos asociadas a cuerpos y cursos de agua.
60% de los campeonatos de pesca recreativa que operen en aguas continentales temporada 2020
Verificar y muestrear en terreno las denuncias por posible presencia de Didymo en áreas libre de plagas
Promoveremos Inversiones privadas que se presenten como polos de desarrollo de los cinco Destinos Turísticos de la Región detalles
Se están financiando 16 proyectos por US$3.416,505 millones aprobados desde marzo 2018 a la fecha. Información provista por GPS y SEA
Area-1: Agua potable rural
1.INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL COLICO, CARAHUE detalles
Postula a etapa ejecución el 20.06.2019. unidad técnica Aguas Araucanía resolviendo observaciones.
La instalación de agua potable en zonas rurales significa para muchas familia del sector campesino alivio y un tremendo apoyo al desarrollo económico y social de las miles de familias de nuestra región.
2. CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SANITARIA P.M.B. QUEULE, TOLTÉN detalles
Licitación 3836-18-lr19, se cerró el 05/08/2019 presentándose un oferente por un monto mayor al 10% del presupuesto oficial (mm$ 9.030). Se remite a MDS para re-evaluación. Municipio se encuentra resolviendo observaciones.
3. INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CARILEUFU, PUCÓN detalles
Proyecto físicamente terminado y en operación. Pendiente pago saldo de contrato por juicio entre Aguas Araucanía y DOH.
4. INSTALACIÓN APR CULLINCO, MALALCHE, ANCAPULLI Y COIPUCO, CHOL CHOL detalles
5. INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL, QUINTRILPE, VILCÚN detalles
Proyecto con aumento de obras que involucra mejoras del sistema quedando por un monto total de $1.852.878. Convenio en trámite.
6. INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE POLUL, DIVISORIA COLGA, PITRUFQUEN detalles
7. INSTALACIÓN AGUA POTABLE LUMAHUE, ALLIPEN, LLAGUEPULLI, T. SCHMIDT detalles
8-INSTALACIÓN AGUA POTABLE CURACO, MALLA, ST. ISABEL, EL MIRADOR, VILCÚN detalles
9-INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LONCOCHE CHICO, VILCÚN detalles
10-INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE BLANCO LEPIN, LAUTARO detalles
Modificación de convenio por aumento de obras.
11-INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL QUILMAHUE, LONQUIMAY detalles
Sistema en operación. Resolución sanitaria en trámite.
12-INSTALACIÓN AGUA POTABLE RURAL CHANCO CORTE ALTO, PITRUFQUEN detalles
13-INSTALACIÓN AGUA POTABLE HUICHAHUE ALTO (FAJA 10000), CUNCO detalles
14-INSTALACIÓN AGUA POTABLE RURAL STA. JUANA LOS ACACIOS, GORBEA detalles
En resolución de observaciones CBR : modificación de plano SAG y redacción de escritura. Se proyecta informe final diseño mes de noviembre en GORE.
15-INSTALACIÓN AGUA POTABLE RURAL REDUCCIÓN HUEQUÉN ALTO, ANGOL detalles
16-INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CHACAICO, ANGOL detalles
Informe final con observaciones
17-CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SANITARIAS MALALCAHUELLO, CURACAUTÍN detalles
18-INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MUQUEN, LONCOCHE detalles
19-INSTALACIÓN AGUA POTABLE CURACO, STA. CAROLINA, PITRACO, TOSCA CHOLCHOL detalles
20-INSTALACIÓN APR CHAPO ROBLE RICON CHACAY (BAJO Y ALTO) CARAHUE detalles
21-INSTALACIÓN AGUA POTABLE SAN JUAN DE DOLLINCO Y CATRICURA, LAUTARO detalles
22-INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LA ISLA, PURÉN. detalles
23-INSTALACIÓN APR QUILLEM BAJO, ALTO Y QUEBRADA MOLINO, CARAHUE detalles
24-INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DEHUEPILLE, PADRE LAS CASAS detalles
25-INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO CAUTÍN, P. LAS CASAS detalles
26-INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUENTE, T. SCHMIDT detalles
27-INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE QUEUPUE, COIHUE Y LLANCAN, T. SCHMIDT detalles
28-INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MISIÓN BOROA, IMPERIAL detalles
29-INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LLIU LLIU 7MA. FAJA, LONCOCHE detalles
Modificación de obras por un monto total de M$ 933.698 (Millones de pesos)
30-INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL ESCORIAL, MELIPEUCO detalles
Obra paralizada. Reevaluación por aumento de obras en MDS. Se están resolviendo observaciones. una vez tramitada inscripción en CBR de permuta terrenos obras civiles se ingresará a MDS. (costo total proyecto con modificación M$679.590). se proyecta reactivación de obras mes de enero 2020.
31-INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL COLLIMALLIN, LONCOCHE detalles
32-INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE LLOLLELHUE ALTO Y BAJO, T. SCHMIDT detalles
33-INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CALOF, SAAVEDRA detalles
Funcionamiento del proyecto se encuentra paralizado por problemas en su fuente de agua.
34-INSTALACIÓN AGUA POTABLE RURAL EL ALMA GUACOLDA, SAAVEDRA detalles
En tramite en DOH
35-INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL BOTACURA, GORBEA detalles
36-INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LLANGUI, SAAVEDRA detalles
37-INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE DOLLINCO LLARQUENCO, SAAVEDRA detalles
Acuerdo CORE. Convenio en trámite
38-INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE MILLAHUECO ROLONCHE, SAAVEDRA detalles
39-INSTALACIÓN AGUA POTABLE CALLE DEL MEDIO SECTOR LOS TEMOS, LAUTARO detalles
40-INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL, SECTOR ALTO Y BAJO LONCOYAMO, CARAHUE detalles
41-INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUEFEL CANTARANA, PITRUFQUEN detalles
Reevaluación por aumento de obras y aumento de plazo.
42-INSTALACIÓN AGUA POTABLE CINCO LAURELES, TROMEN BAJO Y ALTO, TEMUCO detalles
43-INSTALACIÓN AGUA POTABLE COLPANAO, ZANJA, MAQUEHUE, P. LAS CASAS detalles
Modificación de contrato en tramite por aumento de obras.
44-CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE CUDICO ALTO Y BAJO VILLARRICA detalles
45-CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE LLIULLIUCURA, LAUTARO detalles
Convenio en tramite
46-CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PUTABLA, VILLARRICA detalles
47-CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUAPI BUDI, SAAVEDRA detalles
48-CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PUAUCHO, SAAVEDRA detalles
Preparación de antecedentes para licitación, convenio en tramite.
49-CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL NAUPE, SAAVEDRA detalles
50-CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE LOLCURA SANTA LUISA, COLLIPULLI detalles
51-CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PILLUMALLIN, NUEVA IMPERIAL detalles
52-CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL YAUYAGUEN, P. LAS CASAS detalles
En respuesta de observaciones
53-CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PEÑEHUE T. SCHMIDT detalles
54-CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE QUECHOCAHUIN BAJO, SAAVEDRA detalles
55-AMPLIACIÓN SISTEMA APR HUALLAPENCO A. QUINTRILEO Y OTROS PERQUENCO detalles
56-CONSTRUCCIÓN SIS. AGUA POTABLE HUINCACARA SUR VOIPIR SECO, VILLARRICA detalles
Municipio y Unidad Técnica respondiendo observaciones
57-CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MALALHUE, T. SCHMIDT detalles
58-CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PICHIQUEPE, P. LAS CASAS detalles
Proyecto con observaciones, esperando nuevo RATE.
59-CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR COM. JUAN PAINEN Y FCO. QUEUPUMIL, P. L. CASAS detalles
Terreno de estanque en proceso de escrituración
60-CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑANCUL NORTE, VILLARRICA detalles
61-CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL MOLCO MEDIO, VILLARRICA detalles
62-CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE LAFKENCHE DE HUEÑALIHUEN, CARAHUE detalles
Informe final en revisión GORE con observaciones
63-CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE PUENTE NEGRO, IMPERIAL- detalles
Unidad técnica resolviendo observaciones
64-CONSTRUCCIÓN SIST. AGUA POTABLE BUDI LOS TRONCOS PIDENCO, T. SCHMIDT detalles
Convenio en trámite, para VºBº Contraloria
65-CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SANITARIA HUALLEPENCO, PERQUENCO detalles
Pendientes resoluciones sanitarias
66-CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SANITARIA SECTOR EL TEMO, SAAVEDRA detalles
Obj-1: Contribuir al crecimiento de la capacidad eléctrica instalada bajo criterios de sustentabilidad en base al potencial teórico de energías renovables con las que cuenta la región
1. Modernizar la regulación de la distribución eléctrica detalles
Con fecha 21 de diciembre de 2019 se pública en el Diario Oficial la Ley Corta de distribución eléctrica, N° 21.194 “Rebaja de la rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica”. Ley que permitirá rebajar por primera vez en 30 años la rentabilidad de las empresas eléctricas, permitiendo que las familias puedan acceder a electricidad a costos más convenientes por medio de un proceso de fijación de tarifas más transparente, justo y participativo.
Obj-2: Implementar una cartera de iniciativas públicas dirigidas a facilitar el acceso a servicios energéticos, tanto para satisfacer necesidades básicas como para contribuir al desarrollo del emprendimiento local
3 subacciones
Obj-3: Desarrollo de proyectos energéticos sustentables
Potenciar las iniciativa de generación eléctrica en base a energías renovables detalles
Potenciar las iniciativas de generación eléctrica en base a energías renovables. Esta línea busca contribuir al crecimiento de la capacidad eléctrica instalada bajo criterios de sustentabilidad en base a energías renovables con las que cuenta la región. Aumentar nuestra capacidad instalada de generación eléctrica de 254 MW brutos a 700 MW en este gobierno. Esto requiere de la implementación de un programa de trabajo encaminado a instalar las bases y capacidades en esta materia.
Obj-4: Desarrollo de proyectos de energía de propiedad parcial de comunidades, en asociación con empresas de energía
Potenciar las iniciativas de generación comunitaria. detalles
El proyecto sobre el que se ha informado: una Mini Central de Pasada de 1 MW, cuya venta de energía se inyectará al sistema a través del modelo de venta PMGD. Y que presenta el modelo de participación en la propiedad compartida entre la empresa privada y una comunidad indígena, sujeta al levantamiento de capital para el financiamiento de la infraestructura energética en la actualidad se encuentra: con proyección de inicio construcción para el mes de diciembre. Pero de todos modos el inicio se encuentra sujeto a condiciones del titular, por lo que se realizan gestiones para monitorear la etapa actual.
Obj-5: Capacitación en la gestión y uso sostenible de la energía
Capacitaciones a operarios, técnicos y profesionales detalles
A fines del mes de abril de 2019, se conformó a nivel regional la “Mesa “Mesa +Capital Humano y Energia”, entidad compuesta por actores relevantes del sector público, academia y empresas; instancia colegiada liderada por el Ministerio de Energía que sesionará trimestralmente.
El Ministerio de Energía por concepto de presupuesto 2019 destino el monto de $ 78.942.000 para financiar el programa destinado a contribuir a la capacitación y certificación de oficios en el sector de energía. Finalmente y por motivos administrativos este monto no fue posible gastar en dicho año, pero se firmó el Convenio de Colaboración y transferencia de recursos entre la Subsecretaría de Energía y el Centro de Formación Técnica Estatal de La Araucanía, con fecha 06 de diciembre. El documento compromete el monto señalado, así como un proceso de selección, diagnóstico, capacitación y certificación de cursos de especialización y oficios del sector energía, para al menos 60 beneficiarios a seleccionar en uno o más de los siguientes perfiles laborales existentes en ChileValora:
Instalador Eléctrica Clase D.
Asistente Técnico en instalación Solar Fotovoltaica.
Asistente Técnico en instalación Sistema Solar Térmico.
Maestro Liniero.
Ayudante Liniero y operador de maquinaria para corte de leña.
Obj-6: Contribuir a reducir las emisiones de material particulado y hacer uso del potencial energético de la biomasa a través del fomento del proceso de formalización de la leña seca en el mercado regional
Regularizar los biocombustibles sólidos como la leña y sus derivados detalles
Dentro de los compromisos asumidos en la Ruta Energética se encuentra la regulación de los biocombustibles sólidos como la leña y sus derivados, otorgando al Ministerio de Energía las atribuciones necesarias para establecer especificaciones técnicas y el reglamento de aplicación para la comercialización de la leña en zonas urbanas
Ministerio avanza en redacción de proyecto de Ley de Biocombustibles Sólidos, así como también el informe de productividad correspondiente, para su ingreso al congreso.
Fomento al proceso de formalización del biocombustible sólido
OBJ-1: Comercialización a través de Plataforma de ecommerce de AMAZON
Comercialización de productos de la Araucanía a través de la Plataforma ecommerce de Amazon detalles
Hasta el momento los empresarios participantes del nodo han recibido capacitación en los siguientes temas:
-Plataforma Amazon, desde la configuración de cada empresa hasta la promoción de sus productos mediante campañas de marketing digital.
- Diseño del packaging, sus dimensiones, comunicación estratégica y nuevas tendencias.
-Proceso logístico, información sobre el proceso logístico y sus diferentes etapas al momento de exportar los productos a Estados Unidos.
-Regulaciones de entrada que tiene Estados Unidos para internar productos al país. Esto incluye FDA y otros organismos.
-Con un 80% de las empresas se ha trabajado el rediseño del packaging de sus productos, modificando colores, proporciones de imágenes y texto, agregando atributos necesarios y exigidos por el consumidor estadounidense.
a. Término del canal Faja Maisan detalles
Estado: En el año 2019, se termina la construcción del último contrato del Proyecto Faja Maisan (Sistema regadío Comuy), con lo cual se tendrá en total una superficie potencial de riego de unas 6.019 ha . El año 2017 la DOH cuenta con 5.500 ha y el año 2019 se integraran 519 ha adicionales ,siendo el avance actual del proyecto de riego al 30/11/2019 de un 100%.
b. Construcción derivados Faja Maisan: Agustinas 2, 4 y 6 detalles
Estado: Mes Enero la DOH Regional y Central enviaron a MIDESO minuta técnica donde fundamentaban reincorporación de las 3 comunidades mapuches del sector Agustinas .Esto a objeto obtener RS de la construcción Proyecto Agustinas 2,4 y 6.Se espera tener RS solicitado mes de MARZO.
c. Sistema Las Vertientes-Pua detalles
Mes Enero la DOH trabajó en preparación antecedentes requeridos por MIDESO para postular este proyecto en Etapa de Factibilidad. Se espera tener fines Febrero RS del proyecto para licitar rmes Julio proyecto de Factibilidad el cual debería durar un año.
d. Sistema Temuco-Imperial detalles
Mes de Marzo se le entrega a la DOH el actual estudio que está realizando la CNR.A continuación será la DOH la encargada de ejecutar el proyecto.
e. Embalse en cuenca del Cautín detalles
Este embalse forma parte de lo 36 embalses con prioridad presidencia, sujeto a sistema de concesiones por lo tanto se construirá con normativas de nivel central. Proyecto en funcionamiento a la espera estados de avance. Este embalse no podrá estar terminado antes año 2030 .
f. Embalse Purén detalles
Estado: Este Proyecto no es factible realizarlo como embalse ,sin embargo DOH verá otras posibilidades.
1. Mejoramiento ruta s-61 sector: Melipeuco – Icalma - Paso Icalma detalles
Este proyecto postula a la ejecución de las obras de mejoramiento de las ruta S-61 entre el sector de Melipeuco (km 110,250) y el limite internacional (km 134,659) con una longitud de 24,41 kilómetros.
Estado a diciembre-2019: La obra se encuentra en ejecución. Fecha de inicio octubre 2019, con fecha vigente de término para diciembre del año 2021.
2. Mejoramiento ruta s-75-t sector Colico – Caburgua Norte detalles
El primer tramo de este proyecto, que corresponde a la ribera lago Colico, actualmente en trámite de pago de expropiaciones. Se licitará el año 2020 para comenzar el año 2020 y terminar en el año 2022. Los siguientes tramos se ejecutarán una vez finalizadas las obras del primer tramo.
Estado a diciembre-2019: Actualmente en Trámite de pago de expropiaciones. La licitación se efectuará el año 2020, fecha de término de este proceso el 1-12-2022.
3. Mejoramiento ruta 181 Curacautin Malalcahuello detalles
Estado a diciembre-2019: La primera etapa de 11 Km se licitó el año 2018 para comenzar el año 2019 y terminar en el año 2021. La siguiente etapa se ejecutará una vez finalizada las obras de la primera etapa. Fecha estimada de inicio de Obras: noviembre 2019.
4. Mejoramiento pavimento ruta S-20 &Temuco - Chol Chol detalles
Este proyecto postula el estudio de Ingeniería para la reposición del pavimento y el mejoramiento del trazado en sectores puntuales donde se requiera, de la ruta s-20, en el sector comprendido entre las localidades de Temuco y Cholchol. La longitud aproximada es de 24 kms.
Estado a diciembre-2019: Este proyecto se encuentra en ejecución del Diseño de ingeniería.
5. Mejoramiento pavimento ruta S-51, tramo Padre Las Casas - Cunco detalles
Estado a diciembre 2019: Este proyecto se encuentra en etapa de Ejecución del Diseño.
6. Mejoramiento ruta 181-CH sector: Victoria - Curacautin detalles
Estado a diciembre-2019: Proyecto se encuentra en estudio de la Ejecución.
Fecha de inicio: 13/12/2018. Plazo de Ejecucion: 810 días. A Dic-2019 se encuentra ejecutada la fase 1. La fecha de término del estudio es 02/03/2021.
7. Mejoramiento ruta s-95-t sector: Villarrica - Lican Ray detalles
Estado a diciembre 2019: Este proyecto se encuentra en etapa de diseño, iniciado el 05-08-2019 y tiene un plazo de 900 días, terminando el 21-01-2022.
8. Construcción nuevo puente Cautin en Cajon detalles
Estado a diciembre 2019: Este proyecto se encuentra en etapa de ejecución, con fecha de término para octubre de 2020.
9. Mejoramiento ruta r-925-s Curacautin - Conguillio: Hueñivales - Captren detalles
Estado a diciembre-2019: Este proyecto registra un avance físico en su ejecución equivalente a un 94,6 %. La fecha estimada de término es enero de 2020.
10.Mejoramiento CBI Maquehue Boroa puente Ragnintuleufu detalles
Este proyecto se encuentran en etapa de ejecución, y su término está programado para noviembre de 2020.
11. Mejoramiento ruta s-70: Pocoyan - Puente Peule detalles
Las obras de este proyecto se encuentran en su etapa de ejecución y se estima su término para diciembre de 2020.
12. Mejoramiento CBI camino puente Paya - Huiñoco detalles
Estado a diciembre 2019: Las obras de este proyecto se encuentran en proceso de ejecución y se estima su término para abril de 2020.
13. Estudio doble vía ruta S-40 sector Labranza – Imperial – Carahue detalles
Estado a diciembre 2019: Este proyecto se encuentra en ejecución el Estudio de Prefactibilidad.
14. Diseño puente Eduardo Frei Montalva y by pass Carahue detalles
Este proyecto en etapa de diseño de la ejecución. Tiene plazo de Ejecución 600 días corridos, fecha estimada de término: Septiembre 2020.
15. MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA detalles
16. REPOSICIÓN RUTA R-90-P, SECTOR: LUMACO - CAPITÁN PASTENE detalles
1. Hospital de Cunco detalles
En ejecución, con término anticipado de contrato.
PROYECTO CON TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO GRAVE DE LA EMPRESA INGETAL. ESTAS OBRAS SE DEBEN RETOMAR ESTIMÁNDOSE PUEDAN TERMINAR EL AÑO 2020.
-CONVENIO MANDATO DE 21/10/19, SE ENVÍAN BASES Y COTIZACIÓN DE LA RETOMA PARA ADJUDICACIÓN.
- LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INGETAL ESTÁ SIENDO REVISADA Y ANALIZADA POR EL DEPTO. JURÍDICO DE ESTE SERVICIO EL CUAL DEBE SER CONSENSUADO CON EL SÍNDICO QUE TOMÓ LA QUIEBRA DE LA EMPRESA.
2. Hospital de Angol detalles
En ejecución, con fecha estimada de término de enero de 2020.
3. Hospital de Curacautín detalles
PROYECTO CON TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO, TOMADO DE RAZÓN POR CONTRALORÍA.
SE SOLICITÓ REEVALUACIÓN DEL PROYECTO PARA LA SUPLEMENTACIÓN DE RECURSOS YA QUE LA LICITACIÓN ID 1057956-11-LR19 LLEGO UNA OFERTA LA CUAL CUMPLE CON LA PARTE TÉCNICA PERO EXCEDE EL PRESUPUESTO OFERTADO . OFICIO FUE ENVIADO AL MINISTERIO CON FECHA 25.09.19 A LA ESPERA DE RESPUESTA .
4. Hospital de Padre Las Casas detalles
Proyecto en ejecución sin contratiempos.
5. Hospital Makewe - Padre Las Casas detalles
Proyecto avanzando sin inconvenientes.
6. Hospital de Carahue detalles
Establecimiento con término de contrato.
Actualmente en proceso para retomar obras civiles.
7. Hospital de Collipulli detalles
Proyecto avanzando sin contratiempos.
8. Hospital de Lonquimay detalles
ACTUALMENTE LA ADJUDICACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TOMA DE RAZÓN POR PARTE DE LA CONTRALORÍA NACIONAL.
9. Hospital de Villarrica detalles
10. Hospital de Vilcún detalles
EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE OBRAS CIVILES. FUE ENVIADA A CONTRALORÍA NACIONAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE.
1. Centro comunitario de salud mapuche de Galvarino detalles
LA OPERACIÓN DEL CENTRO SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE LA DEFINICIÓN DEL MODELO DE FUNCIONAMIENTO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE SU ADMINISTRACIÓN.
2. SAR consultorio Conun Huenu de Padre Las Casas detalles
Proyecto con obras civiles finalizadas. En proceso de recepción provisoria por parte del SSAS.
3. CECOSF Caupolicán de Purén detalles
Recinto ya inaugurado.
4. Centro de salud rural de Puerto Dominguez - Puerto Saavedra detalles
OBRAS CIVILES TERMINADAS.
PENDIENTE COMPRA DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO AÑO 2019.
5. SAR Pedro de Valdivia de Temuco detalles
6. SAR Los Volcanes de Villarrica detalles
Obras civiles terminadas y a la espera de su resolución sanitaria para operación.
7. CGR Pitrufquén y adecuación a CESFAM detalles
En ejecución de obras civiles sin contratiempos.
8. Centro de salud familiar Metodista (Millaray) de Temuco detalles
CGR objetó adjud. de OC. Actualmente dando respuesta a la Dir. Arq. MOP sobre documentación para iniciar proceso de licitación con fondos FNDR.
9. Centro de salud intercultural Boroa Filulawen de Nueva Imperial detalles
Se solicitó cambio de unidad técnica al GORE. Solicitud a la CONADI para ampliar el comodato del terreno.
1. Reposición CESFAM Huequén de Angol detalles
EN PROCESO DE LICITACIÓN DEL DISEÑO, ID 826-54-O119. FECHA DE CIERRE DE LA OFERTA 07.11.19. UNIDAD TÉCNICA: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA MOP ARAUCANÍA
2. Reposición CESFAM Alemania de Angol detalles
CON FECHA 10.10.2019 SE EFECTUÓ PRESENTACIÓN POR PARTE DE INVERSIONES AL EQUIPO DIRECTIVO DEL CESFAM EN RELACIÓN A PROPUESTA DE CABIDA DEL PROYECTO EN EL TERRENO . EL PERFIL SERÁ DESARROLLADO POR EL MUNICIPIO Y EL PROYECTO DEBERÁ SER REPOSTULADO, YA QUE, POR LOS AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE SU RECOMENDACIÓN POR PARTE DE MDS LA INICIATIVA NO TUVO AVANCES EN SU EJECUCIÓN PERDIENDO LA VIGENCIA DE SU RATE.
3. Reposición CECOSF El Retiro de Angol detalles
4. Normalización CESFAM consultorio general de Trovolhue - Carahue detalles
CONVENIO MANDATO 10-06-2019 PARA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES.
EN LICITACIÓN DE OBRAS CIVILES POR DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA MOP ID: 826-45-O119. ACTUALMENTE EN EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LICITACIÓN.
5. Reposición consultorio general rural de Cholchol detalles
EN ETAPA DE PERFIL. NUEVO RATE FI ETAPA EJECUCIÓN DEL 03/09/2019. ACTUALMENTE PREPARANDO RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE MDS.
6. Reposición CGR Curarrehue y adecuacion a CESFAM - Curarrehue detalles
Con diseño terminado. Se solicitó financiamiento al Ministerio para su construcción, nuevamente, mediante Ord. 2246 del 22-08-2019. Sin respuesta al 30/11/2019.
7. Reposición consultorio Lautaro y adecuacion a CESFAM - Lautaro detalles
En desarrollo de Diseño sin contratiempos.
8. Reposición consultorio de salud rural de Huiscapi - Loncoche detalles
En diseño sin contratiempos.
9. Normalización consultorio general de Perquenco detalles
EN RESOLUCIÓN DE OBSERVACIONES DEL MDS PARA OBTENCIÓN DE RS EJECUCIÓN
10. Construcción CESFAM Nuevo Amanecer de Temuco detalles
CUENTA CON RS EJECUCIÓN DESDE EL 04/04/19. CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE SE MODIFICA FICHA IDI PARA QUE LA ETAPA EJECUCIÓN SEA FINANCIADO POR 50% SECTORIAL Y 50% FNDR. A LA ESPERA DE DECRETO PARA INICIAR LICITACIÓN DE OBRAS CIVILES.
11. Reposición centro salud familiar de Victoria detalles
DISEÑO TERMINADO Y ACTUALMENTE EN LICITACIÓN PARA EJECUCIÓN. LICITACIÓN DECLARADA DESIERTA MEDIANTE RES.Nº 1343 DE FECHA 11.09.19.
SEGÚN LO INFORMADO POR LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA MOP ARAUCANÍA (UNIDAD TÉCNICA), SE LICITARÁ EJECUCIÓN DE OBRAS Y SE INCLUIRÁN AJUSTES AL DISEÑO EN DICHO PROCESO.
12. Reposición CECOSF Bajo Traiguén de Victoria

References: resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 RESOLUCIÓN