Source: http://docplayer.cz/2093482-Projekt-zlepseni-kvality-vod-horniho-povodi-reky-moravy-ii-faze-zprava-o-stavu-k-31-12-2014.html
Timestamp: 2016-12-04 10:55:33+00:00

Document:
⭐Projekt Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy II. fáze Zpráva o stavu k
Projekt Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy II. fáze Zpráva o stavu k
Download "Projekt Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy II. fáze Zpráva o stavu k 31.12.2014"
Anna Daniela Matějková
1 1/2015 Projekt Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy II. fáze Zpráva o stavu 1) Základní časové údaje: - Podání a přijetí žádosti o dotaci = září Schválení projektu v EK = pod číslem C(2013) 1747 final - Schválení projektu a přidělení RoPD v ČR = duben 2014 (smlouva o přidělení dotace číslo ) - Zahájení stavebních prací = kryto vlastními prostředky VHZ a.s. do výše 84 mil. Kč do doby než bude (byla) schválena smlouvy o poskytnutí dotace ze strany VHZ a.s. - Slavnostní podepsání smlouvy o poskytnutí dotace a slavnostní zahájení celého rozsahu stavebních prací Předání celého staveniště zhotovitelům = Milník stavby prostavěnost 10% = SPLNĚNO 2) Celkový rozsah projektu: - Hanušovice, Šumperk, Zábřeh, Mohelnice, Loštice mil Kč + rezerva (71mil+58mil) - 59,69km nové kanalizace - 20,49km rekonstruované kanalizace nově připojených EO - rekonstrukce ČOV s kapacitou EO 3) Celkové financování projektu: - Prostředky z EU = maximálně Kč - Prostředky ze státního rozpočtu ČR = maximálně Kč - Prostředky VHZ a.s. = Kč (úvěr u ČSOB a.s.) - Prostředky měst = zápůjčka od SFŽP maximálně Kč (Hanušovice 10,937 mil, Šumperk 11,966 mil, Mohelnice 54 mil, Loštice 27 mil), úvěr u ČSOB a.s Kč (Zábřeh) 4) Profinancování projektu HP II - Prostředky z EU a státu = ,09 Kč - Dodatečná půjčka od SFŽP = ,81 Kč - Prostředky VHZ a.s. = Kč (úvěr u ČSOB a.s.) - doposud nečerpáno - Spolufinancování městem Zábřeh doposud nečerpáno2 5) Podprojekt SEVER hlavní zhotovitel IMOS Brno a.s. Celková cena díla Kč Hanušovice = 87mil. Kč, 9,04 km nové kanalizace, 823 nově připojených EO - Aktuálně zrealizováno = 3.427,05 m nové kanalizace, rekonstrukce kanalizace není Hanušovice - nová kanalizace v % 64% k % - Realizace opěrné zdi v ulici Na Výsluní3 Šumperk = 94mil. Kč, 2,01 km nové kanalizace, 2,23km rekonstruované kanalizace, 329 nově připojených EO - Aktuálně zrealizováno = 1.375,2 m nové kanalizace, 1.351,55 m rekonstruované kanalizace Šumperk - nová kanalizace v % 39% 61% Šumperk - rekonstruovaná kanalizace v % 48% 52% - Přeložka VN Šumperk, ulice Temenická = velké riziko i pro vlastní investice města Šumperk - Šumperk požadavek města na změnu skladby konstrukčních vrstev pod komunikacemi jde o neuznatelné náklady projektu4 Zábřeh = 616,5mil. Kč, 22,76 km nové kanalizace, 13,44km rekonstruované kanalizace, 640 nově připojených EO - Aktuálně zrealizováno = 4.768,64 m nové kanalizace, 3.552,78 m rekonstruované kanalizace Zábřeh - nová kanalizace v % 80% 20% Zábřeh - rekonstrukce kanalizace v % 74%, 26% - Zábřeh stále nedořešené přípojky a jejich délky - Rudolfov požadavky občanů na finanční odškodnění za realizaci kanalizace5 6) Podprojekt JIH hlavní zhotovitel OHL ŽS a.s. Celková cena díla Kč Mohelnice = 440,4mil. Kč, 13,16 km nové kanalizace, 4,39km rekonstruované kanalizace 770 nově připojených EO, rekonstrukce a intenzifikace ČOV e kapacitou EO - Aktuálně zrealizováno = 4.985,79 m nové kanalizace, 1.575,67 m rekonstruované kanalizace Mohelnice - nová kanalizace v % Mohelnice - rekonstrukce kanalizace v % 65% 35% 68% 32% - chybějících 74 ks litinových odboček - Mohelnice ČOV chybějící realizace 10m vzdušného vedení VN předpoklad uskutečnění (info od zástupce ČEZ Distribuce) je cca 6 měsíců Mohelnice ulice Stanislavova práce na monolitické šachtě Mohelnice práce na ČS 01 u společnosti Hella6 Loštice = 211mil. Kč, 12,72 km nové kanalizace, 0,87km rekonstruované kanalizace, nově připojených EO - Aktuálně zrealizováno = 5.002,60 m nové kanalizace, 0 m rekonstruované kanalizace Loštice - nová kanalizace v % 63% 37% - chybějících 6 ks litinových odboček Loštice ČS 017 7) Informace o aktuální prostavěnosti Podprojekt JIH - OHL ŽS a.s. Celková cena díla Kč - Milník stavby prostavěnost 10% = SPLNĚNO - Skutečná prostavěnost do = ,86 Kč (plán Kč), tj. 33,56% - Další milník stavby = prostavěnost 40% = Podprojekt SEVER - IMOS Brno a.s. Celková cena díla Kč - Milník stavby prostavěnost 10% = SPLNĚNO - Skutečná prostavěnost do = ,29 Kč (plán Kč), tj. 29,63% - Další milník stavby = prostavěnost 40% = ) Projekt HPII změnové listy (ZL): Podprojekt JIH: - ZL 1-26 (ZL zvyšující cenu díla i snižující cenu díla) - Objem financí celkem tis. Kč - Schváleno doposud 12 ZL = tis. Kč Podprojekt SEVER: - ZL 1-59 (ZL zvyšující cenu díla i snižující cenu díla) - Objem financí celkem tis. Kč - Schváleno doposud 16 ZL = tis. Kč Největší dopady na cenu: + - protlaky, + ČOV betony, - změny překopů, + pomáčené podloží Ing. Aleš Miketa, manažer projektu tel.: , Podobné dokumenty
EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.3.2013 C(2013) 1747 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 27.3.2013 o velkém projektu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy II. fáze, který je součástí operačního programu Více Prezentace stavby: Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny
Prezentace stavby: Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. Správce stavby: CETTUS, a.s. Projektant: Více 2há strana obálky. Obsah výroční zprávy. A. Identifikační údaje...2. B. Základní kapitál, akcie společnosti...3. C. Orgány společnosti...
Výroční zpráva 2013 Obsah výroční zprávy A. Identifikační údaje...2 B. Základní kapitál, akcie společnosti...3 2há strana obálky C. Orgány společnosti...4 D. Údaje o majetku a finanční situaci...5 E. Ostatní Více Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy
OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy II. fáze (2013-2015) Hanušovice / Šumperk / Zábřeh / Mohelnice Více Aktuální stav realizace vodohospodářských projektů v regionech provozovaných VAS. odborný seminář Brno 5. březen 2015
Aktuální stav realizace vodohospodářských projektů v regionech provozovaných VAS odborný seminář Brno 5. březen 2015 Postavení VAS na vodohospodářském trhu ČR v roce 2014 Počet zásobovaných obyvatel: 539 Více Představení jednotlivých dílčích projektů - regionů
Školení personálu objednatele 18.-19. 19. 1. 2011 Hotel Horník Tři Studně Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje II.etapa Představení jednotlivých dílčích projektů - regionů Projekt ochrany vod povodí řeky Více Kontrolní protokol pro kontrolu na místě
Kontrolní protokol pro kontrolu na místě o dohlížecí činnosti nad projektem realizovaným v rámci Operačního programu Životní prostředí, podporovaného z prostředků ERDF/FS, včetně spolufinancování ze SFŽP Více PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY
PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY kanalizace a ČOV Příčovy ve vlastnictví Obce Příčovy -------------------------------------------------------- ve smyslu 8 odst. 11 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích Více ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2014
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění Více Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice. Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
Stavba: Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: strana A. 1 Identifikační údaje 2 A. 1.1 Údaje o stavbě 2 A. 1.2 Údaje o stavebníkovi 2 A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace Více silnice I/33 Přeložka silnice I/33 Česká Skalice 11/2009 uvedeno do provozu
silnice I/33 Přeložka silnice I/33 Česká Skalice 11/2009 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Silnice I/33 vedoucí ve směru Hradec Králové Jaroměř Náchod hranice s Polskem je jednou z nejvýznamnějších Více Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích
Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové Více KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Tabulky 2.1 Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) 2.2 Vodovod v nezastavěném území pažená rýha 2.3 Vodovod v zastavěném území pažená rýha nezpevněná 2.4 Vodovod v Více VODOVODY A KANALIZACE
VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči Určeno pro: Zasedání Valné hromady svazku VAK dne 4. 4. 2014 Bod č. 8 Zásady svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla Představenstvo Více V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 10/2012
V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 10/2012 ze schůze předsednictva dobrovolného svazku měst a obcí Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, která se konala dne 13.listopadu 2012 ve velké zasedací místnosti Vodárenské Více poradenský servis Konference Regionservis Dětenice
KB EU POINT poradenský servis Konference Regionservis Dětenice 13.5.2008 Obsah Služby KB EU POINT Úsporné způsoby financování projektů, granty k úvěrům Shrnutí 2 Regionservis, Dětenice, 13.5.2008 3 Regionservis, Více Harmonogram výměny stoupaček
3096 III. II. I. voda 17.9.2013 12.9.2013 9.9.2013 plyn 18.9.2013 13.9.2013 10.9.2013 kanalizace 19.9.2013 14.9.2013 11.9.2013 3097 kanalizace 9.9.2013 12.9.2013 17.9.2013 voda 10.9.2013 13.9.2013 18.9.2013 Více Usnesení z 82. jednání RM konané dne 02. 09. 2014. Kontrola plnění usnesení. Odbor školství, kultury a tělovýchovy
Usnesení z 82. jednání RM konané dne 02. 09. 2014 Kontrola plnění usnesení 14/082/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Odbor Více V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je:
Při tvorbě návrhu rozpočtu města na rok 2015 se vycházelo z předpokládaných ročních příjmů a ze skutečně dosaţených příjmů za rok 2014. Celkové příjmy jsou rozpočtovány v částce 632.659.859,17 Kč a tvoří Více Čl. 1. Vymezení účelu dohody
Dohoda o spolupráci při přípravě a realizaci stavby kanalizace Dluhonice a Kozlovice v rámci projektu Přerov výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic uzavřená podle Více Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
4- KUMSP00SFOGO Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Moravskoslezsko 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: IČ: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: 2. Více Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko
1 (5) červen 2013 Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Identifikační údaje stavby Název stavby: Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Místo stavby: Kutná Hora, Čáslav, Uhlířské Janovice, Zruč Více Financování projektů municipalit
Financování projektů municipalit 7.12.2011 Obsah: Hospodaření obcí a Zákon o VZ (z pohledu podmínek financování) Poskytnutí úvěru Odkupy pohledávek Související služby 7.12.2011 Hospodaření obcí (z pohledu Více kupní cena: 680 500,- Kč Splatnost jednorázově, do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy na účet prodávajícího. Návrh č. 2.
Návrh č. 1. kupní cena: 680 500,- Kč Návrh č. 2. kupní cena: 681 500,- Kč Návrh č. 3. 1 kupní cena: 682 500,- Kč Návrh č. 4. kupní cena: 683 500,- Kč Návrh č. 5. 2 kupní cena: 684 000,- Kč Návrh č. 6. Více Projekty ISPA a Fondu soudržnosti
Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Implementace projektů financovaných z Fondu soudržnosti v sektoru životního prostředí v ČR v období 2000-2006 Ing. Radka Bučilová ředitelka odboru fondů EU, MŽP Ministerstvo Více MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN A1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA
1. Identifikační údaje... 2 2. Základní údaje o stavbě... 2 Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 Předpokládaný průběh stavby... 2 Vazba na územní plán... 2 Stručná charakteristika Více KB EU POINT. Konference Regionservis Mariánské Lázně
KB EU POINT Konference Regionservis Mariánské Lázně 13.3.20083 Obsah Služby KB EU POINT Úsporné způsoby financování projektů, granty k úvěrům Diskuze 2 Regionservis, Mariánské Lázně, 13.3.2008 3 Regionservis, Více Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa
Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa STUDIE Obsah: Přílohy: 1. Identifikační údaje stavby 2. Základní údaje o stavbě 3. Zhodnocení stávajícího stavu 4. Zdůvodnění stavby a jejího umístění Více Cena celkem včetně DPH. E122099020 1 215 Kč 971332H001 1 656 Kč 52902P000012 1,2 714 Kč Cena bez DPH Cena celkem včetně DPH.
15 000 km/12 měsíců GD015ADCMP00 0,9 536 Kč 30 000 km/24 měsíců 45 000 km/36 měsíců GD030ADCMP00 1,4 833 Kč 4 339 Kč 5 251 Kč GD045ADCMP00 0,9 536 Kč 60 000 km/48 měsíců GD060ADCMP00 1,6 952 Kč 4 790 Kč Více 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 12 14 16 3 1 12 7 1 6 2 5 4 3 11 9 10 8 18 20 21 22 23 24 26 28 30 Více Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, M1inlODIII, e-mail: podatclna(a:!mestomimon.cz; W 487805 001, ~ 487805 044 USNESENÍ
Mesto Mimon Mírová 120 471 24, M1inlODIII, e-mail: podatclna(a:!mestomimon.cz; W 487805 001, ~ 487805 044 USNESENÍ ze 17. zasedání Rady mcsta Mimonc, které se konalo dne 12.10.2009 v zasedací místnosti Více PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Pardubice 27. 3. 2014 1 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Úvod... Více VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. Statutární město Zlín nám. Míru 12 761 40 Zlín v zastoupení PROJEKTY VODAM s.r.o. Galašova 158 753 01 Hranice
Magistrát města Zlína Odbor životního prostředí a zemědělství, Zarámí 4421, 761 40 Zlín tel.: 577 630 970, fax: 577 630 983, e-mail: petrkupsky@zlin.eu Statutární město Zlín nám. Míru 12 761 40 Zlín v Více HNOJICE KANALIZACE A ČOV
HNOJICE KANALIZACE A ČOV Because today s world needs tomorrow s solutions. 10/20/2014 1 POZEMNÍ STAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Because today s world needs tomorrow s solutions. 10/20/2014 2 HOCHTIEF CZ Více AKČNÍ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ČELÁKOVICE 2010-2012
AKČNÍ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ČELÁKOVICE 2010-2012 1. VODOHOSPODÁŘSKÉ INVESTICE 1.1. Intenzifikace ČOV Ve vodohospodářské oblasti je v plánu investic města prioritní akcí Intenzifikace a modernizace čistírny Více Usnesení č. 118/7762 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 8. Specifikace zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje
Usnesení č. 118/7762 Příloha č. 2 Strana 1 Středisko Bruntál Smlouva Silnice Parcelní Specifikace zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje Katastrální území Způsob a rozsah dotčení pozemku Více Usnesení č. 85/5269 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10. Specifikace zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje
Usnesení č. 85/5269 Příloha č. 2 Strana 1 Středisko Bruntál Smlouva Silnice Parcelní 1) Zřízení věcného břemene Specifikace zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje Katastrální území Více Akce v roce 2014. Finanční částka dle skutečnosti (Kč) 01. Oprava komunikace podél stěny fary. Poř. č. Stavba Plánovaný termín.
Akce v roce 2014 Poř. č. Stavba Plánovaný termín Finanční částka v rozpočtu (Kč) Stav Finanční částka dle skutečnosti (Kč) 01. Oprava komunikace podél stěny fary 6-7 45 000,00 34 485,00 v Jiráskově ulici, Více 3. Smlouva o výpůjčce žací traktor zn. John Deer LTR 180 schvaluje 02/98/10 Majetkové záležitosti - byty schvaluje 03/98/10 Projekty
Jednání Rady města Broumova č. 98 ze dne 19. července 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : Bc. Franc, Mgr. Schejbalová Pozdní příchod: pan Více Sídlo: Náměstí Husovo 70; Český Brod, PSČ: 282 01. Bc. Jakub Nekolný, starosta. Telefon, fax: Tel. (Ing. Jana Dvořáková): 466714253; fax 466714451
Dodatečná informace č. 3 k veřejné zakázce na služby, zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné Více Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014
Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se Více MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz
MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz Obec Poličná Poličná 144 757 01 Valašské Meziříčí 1 ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Naše značka vyřizuje / e mail / linka Více A. OBEC Jihlava B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci
Jihlava (karta obce: B_5_188) A. OBEC Jihlava Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 188 Kód obce PRVKUK 612.5.188. Kód obce (IČOB) 5967 (586846) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151 Více MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Ing. Radka Ondriášová
MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Odbor finanční; Odbor správy majetku; Odbor Více Závěrečný účet za rok 2009.
Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2009. Závěrečný účet roku 2009 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Více Zápis z 29. zasedání ZM konané dne 15.01.2014
Zápis z 29. zasedání ZM konané dne 15.01.2014 Pan starosta přivítal přítomné a zahájil 29. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Program jednání byl zahájen v 16:12 hod. ve velké zasedací místnosti Městského Více Veřejná prezentace 15.9. Strategické priority města Rekonstrukce komunikací Rozpočet Místní koeficient daně z nemovitosti Velký třesk Diskuze
Veřejná prezentace 15.9. Strategické priority města Rekonstrukce komunikací Rozpočet Místní koeficient daně z nemovitosti Velký třesk Diskuze Strategické priority Priorita ČOV, vodovody, kanalizace Pozemky Více OBJEDNATEL / INVESTOR:
STAVBA "Rozšíření kanalizace Hlučín Rovniny a intenzifikace ČOV Hlučín - Jasénky" OBJEDNATEL / INVESTOR: MĚSÍČNÍ ZPRÁVA Sdružení zhotovitelů stavby STASPO s.r.o / TALPA-RPF s.r.o / HOMOLA, a.s. STASPO, Více Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování
Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování Prezentace projektu 4.4.2011 Obecné informace Svazek obcí regionu Novojičínska Plnění úkolů strategického plánu Financování projektu 1 Svazek obcí Více Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje
Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje II. etapa Financování projektu Horník18.1.2011 Organizační struktura projektu SVKMO VAS SVK Blansko SVK Třebíč SVK Žďár SVK Jihlava 1) Boskovice - Hrádkov, Vratíkov, Více ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD. za rok 2008
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD za rok 2008 Závěrečný účet roku 2008 tabulka čerpání rozpočtu komentář přílohy Vyvěšeno dne: 13. 5. 2009 Sejmuto dne: 28. 5. 2009 Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané Více NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2010
Obec Včelná, Husova 212, PSČ 373 82 Boršov nad Vltavou NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2010 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu obce v hodnoceném Více Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 4. 2015
M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 4. 2015 Zastupitelstvo města: a) bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z minulých zasedání splněny body: Více A B Rozpočet pro pořízení
Vodohospodářské sdružení Turnov A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov ROZPOČET 2012 - PŘÍJMY Rozpočet pro rok 2012 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne pod číslem usnesení RS č. A B Č. ř. SÚ AÚ OdPa Pol. Více ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA
M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu Více 3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Tabulky 3.1 Trubní vedení kanalizace potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo v poli 3.2 Potrubí uložené v asfaltové vozovce 3.3 Betonové trouby vejčitého profilu 3.4 Více DODATEČNÉ INFORMACE VI.
V Praze dne 14. dubna 2014 DODATEČNÉ INFORMACE VI. Vážení dodavatelé, v souladu s ustanovením 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ), byly Více Usnesení. Změnu termínu plnění usnesení č. 1145/R/160112 z původního termínu 21.05.2012 na nový termín 23.07.2012.
Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 21.05.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů Více OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013
OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování Více Usnesení č. 15/1099- Příloha č. 1 1 Počet stran přílohy: 18. Specifikace zřízení budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje
1 Specifikace zřízení budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje Středisko Bruntál Smlouva Silnice Parcelní 1) Zřízení budoucího věcného břemene BR/17/d/2013/JJ II/440 1040/1 Dětřichov Více Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ
Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo Více Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka
Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Model verze 16.2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Více ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana 1 Obsah a.) Identifikační údaje stavby...3 b.) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území...4 c.) Údaje o provedených Více USNESENÍ z 63. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 4. 2011. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje
USNESENÍ z 63. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 4. 2011 UR/63/1/2011 Program 63. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 63. schůze Rady Olomouckého kraje Více ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE
ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název projektu: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství Identifikace Žadatele: Mikroregion Polabí Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Více z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov
Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Klapka Miroslav, Více ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 04/2015 konaného dne 26.08.2015
ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 04/2015 konaného dne 26.08.2015 Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO ) v 18:00 hod. Přivítal členy ZO a přítomné spoluobčany Více 12 / 01 019. Investiční záměr. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
ARCH.Č.SÚS JMK 12 / 01 019 Investiční záměr Název příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Název stavby II/377 Rájec Jestřebí, most 377-008 Evidenční Více Usnesení č. 27/2062 Příloha č. 1 1 Počet stran přílohy: 23. Specifikace zřízení budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje
1 Specifikace zřízení budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje Středisko Bruntál 1) Zřízení budoucího věcného břemene BR/53/d/2013/JJ III/4451 3 1958/2 Horní Václavov Sjezd ze silnice. Více NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a Více Pozn: Přehledové mapky prezentují území celé obce, do které dotčená část obce spadá. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)
A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Běstovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3611.5314.004.01 Název obce: Běstovice Kód obce (IČOB): 00323 (553760) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1252 (5314) Více Odůvodnění veřejné zakázky OBEC PUSTÁ KAMENICE PUSTÁ KAMENICE 64, 569 82 BOROVÁ U POLIČKY
Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a v souladu s Vyhláškou č. 231/2012 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 25.6.2012 Více NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2011
Obec Včelná, Husova 212, PSČ 373 82 Boršov nad Vltavou NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2011 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu obce v hodnoceném Více 5.3. 2015 seminář Vodohospodářské projekty OPŽP Hotel Atlantis
5.3. 2015 seminář Vodohospodářské projekty OPŽP Hotel Atlantis Obsah prezentace Úvod Změna podmínek provozování vliv projektů OPŽP Efektivita provozování Spolupráce VAS a SFŽP Regulace oboru Regulace oboru Více Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1. Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2
Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1 Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2 Projednáno finančním výborem dne 18. 02. 2008 Projednáno radou města dne 18. 02. 2008 Rozpočet Města Nejdek Více DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE
DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE OSLAVA (PM-100) - Ř. KM 32,302 35,593 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 Více Usnesení č. 35/1759 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 24. Specifikace zřízení budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje
Usnesení č. 35/1759 - Příloha č. 1 Strana 1 Specifikace zřízení budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje Středisko Bruntál Smlouva Silnice Parcelní 1) Zřízení budoucího věcného břemene Více Bohumín státní hranice Česko/Polsko stavba 47092
Vrbice D Dálnice státní hranice Česko/Polsko stavba 47092 Dálnice D stavba 4709.2 státní hranice ÈR/PR infografika D-47092-Bohumin-PL-025 informační leták, /202 uvedeno do provozu pro osobní auta Kopytov Více Usnesení č. 10/550 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 11 PŘEHLED SMLUV O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN
Usnesení č. 10/550 - Příloha č. 1 Strana 1 PŘEHLED SMLUV O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Rozsah budoucího věcného břemene je určen na základě projektové dokumentace stavby vedení a bude Více ZÁMĚR REALIZACE LABSKÉ CYKLOSTEZKY V ÚSEKU PARDUBICE - KOJICE. Ing. Karolína Koupalová, Magistrát města Pardubice, odbor hlavního architekta
ZÁMĚR REALIZACE LABSKÉ CYKLOSTEZKY V ÚSEKU PARDUBICE - KOJICE Ing. Karolína Koupalová, Magistrát města Pardubice, odbor hlavního architekta 2 PROČ PLÁNUJEME ÚSEK PARDUBICE - KOJICE Pardubice chtějí být Více Zadávací dokumentace BLANENSKO - REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ ČÁST A 3A 0 03 - VODOVODNÍ PŘIVADĚČ BOŘITOV - BLANSKO. ZD_3A_A4.
Zadávací dokumentace Zadavatel Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, se sídlem v Boskovicích Paré Projekt Podprojekt Část BLANENSKO - REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ ČÁST A 03 - VODOVODNÍ Více ČISTOPIS 27.10.2010. Revize Datum Schválil OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE II. ETAPA. Měřítko - Příloha Číslo přílohy Revize
ČISTOPIS 27.10.2010 - - - Revize Datum Schválil Vedoucí projektu Ing. Jan Polášek Paré Zástupce vedoucího projektu Petr Černý Zodpovědný projektant Ing. Petr Baránek Vypracoval Ing. Pavel Kopeček Kontroloval Více Nájemní byty Liberec. ( developerský projekt se státní zárukou )
Nájemní byty Liberec ( developerský projekt se státní zárukou ) Realizační subjekty Developer : INTERMA, a.s., Liberec Investor : RENTAL INVEST LBC, a.s. Partneři : -Česká spořitelna, a.s. Státní fond Více OBSAH. A.Textová část. B.Výkresová část
OBSAH A.Textová část A.1.1 Základní údaje A.1.2 Uspořádání studie A.1.3 Výchozí podklady pro vypracování A.1.4 Hlavní cíle řešení A.1.5 Zhodnocení vztahu dříve zpracované územně plánovací dokumentace a Více Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013.
Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 71. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 04.03.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů Více Příloha č.1 kupní smlouvy
Příloha č.1 kupní smlouvy Seznam dokladů: Inženýrské sítě Řeporyje Vodovod: 1. Veřejné vodovodní řady - kolaudační rozhodnutí, Č.j.: MHMP-174202/2003/OZP-IX/R- 333/Pp, s nabytím právní moci dne 26.2.2004, Více PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015
Projekt Rozpočet Realizace PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Úkol Více MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.2
PŘÍJMY Popis 2014 ropč.1 ropč.2 1 Daň z přidané hodnoty 30 000,00 33 000,00 33 000,00 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 14 700,00 14 700,00 14 700,00 3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti Více 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1. Idenetifikační údaje stavby... 2 1.1. Identifikační údaje investora... 3 1.2. Identifikační údaje projektanta...
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1. Idenetifikační údaje stavby... 2 1.1. Identifikační údaje investora... 3 1.2. Identifikační údaje projektanta... 3 2. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 Více ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA DOPRAVU (DISTRIBUCI) ELEKTŘINY. ČEZ Distribuce, a. s.
ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA DOPRAVU (DISTRIBUCI) ELEKTŘINY ČEZ Distribuce, a. s. PROGRAM Představení oblasti distribuce ČEZ Jiří Kudrnáč, ředitel divize Distribuce ČEZ Hlavní investiční akce ČEZ Distribuce Josef Více N Á V R H R O Z P O Č T U MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2 0 1 5
M ě s t o Česká Skalice Příloha usn. RM24 č. 24/338/XI/2014 Česká Skalice 19. listopadu 2014 Pro jednání zastupitelstva města dne 15.prosince 2014 Pro jednání rady města dne 19.listopadu 2014 Pro jednání Více ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012
ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012 A2- dobrý (kvalitní) subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu STR2 Kvalitní subjekt Více Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Informace o zadávacím řízení na Koncesní dokumentaci Správa a provozování kanalizační složky vodohospodářské infrastruktury v majetku VHZ Šumperk, a.s. Loštice 18.2.2015 Více MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. MUCB
PŘÍJMY Popis 2014 1 Daň z přidané hodnoty 30 000,00 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 14 700,00 3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ) 1 000,00 4 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů Více ROZHODNUTÍ. ţadateli. právnické osobě Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 11, 601 75 Brno,
Městský úřad Mohelnice, odbor životního prostředí U Brány 2 tel. 583 452 111, fax. 583 452 151 789 85 Mohelnice e-mail: mesto@mohelnice.cz cernyp@mohelnice.cz Č.j. : ŢP/27264-10/2697-10/cerp Mohelnice Více PFO. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024. aktualizace 2015 VODOVODY A KANALIZACE
VODOVODY A KANALIZACE PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024 PFO aktualizace 2015 Zpracovatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč Kubišova 1172, 674 Více Olomoucký kraj Délka silniční sítě ve správě ŘSD
Délka silniční sítě ve správě ŘSD 347 km silnic I. tříd 90,5 km rychlostních komunikací (R35, R46) 36,2 km dálnic (D1) Olomouc R35 Křelov Slavonín, 2.etapa délka: 3250 m kategorie: R 22,5/120 plocha vozovek: Více Historie čištění odpadních vod ve městě Blansku a v blízkém okolí
Historie čištění odpadních vod ve městě Blansku a v blízkém okolí Tento článek se věnuje téměř 50-ti leté historii čištění odpadních vod ve městě Blansku. Historie výstavby a rekonstrukcí ČOV Blansko První Více I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček
Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno Více Městský úřad Zábřeh Odbor správní Oddělení životního prostředí Masarykovo nám. č.6, 789 01 Zábřeh
Městský úřad Zábřeh Odbor správní Oddělení životního prostředí Masarykovo nám. č.6, 789 01 Zábřeh Tel.: 583 468 111, GSM: 603 414 639, fax: 583 416 505 ------------------------------------------------------------------------------------ Více 2016 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář

References: zákona č. 274
 zákona č. 250
 Čl. 1
 zákona č. 137
 zákona č. 137
 zákona č. 137
 zákona č. 250