Source: https://es.scribd.com/doc/159880055/EXPEDIENTE-TECNICO-TEORIA-docx
Timestamp: 2017-07-24 04:45:57+00:00

Document:
EXPEDIENTE TECNICO TEORIA.docxCargado por Irwin Cubas LlatasIntereses relacionadosBudgetTopographyQuality (Business)Business (General)BusinessCalificación y estadísticas0.0 (0)Acciones de documentosDescargaCompartir o incrustar documentosInsertarVer másCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as DOCX, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content“EXPEDIENTE TECNICO” 1. ¿QUÉ ES UN EXPEDIENTE TÉCNICO?Es el conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto, valor referencial, análisis de precios y fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios. El Expediente Técnico es el instrumento elaborado por la entidad que va a realizar una obra para los fines de contratación de una obra pública. En el Expediente Técnico se define el objeto, costo, plazo y demás condiciones de una obra en particular por ejecutar, por lo que su elaboración debe contar con el respaldo técnico necesario, verificando que corresponda a la naturaleza y condiciones especiales de la obra. El consultor y los profesionales responsables de su elaboración, en lo que les corresponda, como área especializada de la Entidad que lo revisa, suscribirán todas las páginas del Expediente Técnico en señal de conformidad y responsabilidad respecto a su calidad técnica e integridad física. 2. ¿CÓMO SE ELABORAN SEGÚN SU MODALIDAD DE EJECUCIÓN?  En los ET de PIP ejecutados por Adm. Directa, deberán establecerse las fórmulas de reajuste de precios. Este requisito no es de aplicación para los ET de los PIP cuya ejecución se inició antes del 10 de febrero de 2009.  En los ET de PIP que se ejecuten mediante contratación pública, se aplica la normativa de contrataciones del Estado.
ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS Articulo 10º. Aspectos técnicos que deben ser considerados en el trabajo de campo 10.1. Ubicación física del proyecto Se deberá definir adecuadamente la localización física donde se desarrollará y ejecutará el proyecto, verificando la categoría de poblado (anexo, barrio, comunidad, caserío, centro poblado etc.) y su reconocimiento por las autoridades y la municipalidad como tal. 10.2. De las condiciones del terreno Para el caso de los proyectos donde se efectúen estructuras se deberá verificar la concordancia entre el uso del suelo y el tipo de infraestructura planteada, sobre la base del tipo de terreno encontrado, la magnitud e importancia de la infraestructura y su relación con la calidad final del proyecto.
etc. los que estarán ligados al tipo de proyecto y de acuerdo a los Términos de Referencia específicos del proyecto en la que se establezca la necesidad del estudio de canteras. 10. Del estudio de canteras En caso de requerirse de material seleccionado para base o sub base u otro tipo de relleno.3 Del levantamiento topográfico El levantamiento topográfico debe considerar necesariamente el 100% del área del proyecto. Se deberá tomar mayor énfasis a la información técnica que se requiera obtener para el diseño del proyecto en función a la tipología del proyecto. asumiendo un 20% de área para eventuales replanteos. etc.
. detalle y precisión en el diseño del proyecto. 10.. accesos. que permitan y ayuden a identificar las características topográficas del terreno. sobre la base de las normas de ingeniería y de acuerdo a los Términos de Referencia específicos del proyecto en la que esta establecido la necesidad del estudio de suelos. costos. tomando en cuenta que a mayor información mayor detalle y mejor calidad del proyecto. las curvas de nivel deben ser a un metro y deben contener la información de cotas exactas en las distintas estructuras planteadas. se requiere identificar una cantera. 10. etc. identificando claramente la problemática. a criterio del proyectista se deberá recoger la información técnica necesaria con relación a las dimensiones del terreno. aforos.Para el caso de las edificaciones o infraestructuras definidas se tomara además de las consideraciones anteriores. distancias. Se efectuarán de acuerdo a las condiciones.4. que se requiera para asegurar la calidad. De los estudios de suelos El objeto del estudio de suelos es conocer las características físicas y mecánicas del subsuelo. las medidas ó dimensiones para asegurar que el terreno albergue sin ningún riesgo la estructura planteada en relación a las dimensiones disponibles en el terreno. 10. De la información técnica De acuerdo al tipo de proyecto. badenes o alcantarillas debe efectuarse un estudio hidrológico de la cuenca para poder estimar el volumen a drenar con respaldo en las normas de la Ingeniería y de acuerdo a los Términos de Referencia específicos del proyecto. Se deberá definir en caso de servidumbres o pasos por propiedades particulares la disponibilidad de ceder de dichos propietarios. nombres de los lugares. quebradas.5. ríos.7 De los estudios hidrológicos En los casos que se tenga que efectuar obras de arte. tipo de suelos. 10. complejidad y envergadura de la infraestructura o tipo del proyecto. y lograr su autorización con el apoyo en lo posible de los beneficiarios del proyecto. acontecimientos o eventos hidrogeológicos. caso contrario se debe informar en el Expediente Técnico de las dificultades en este aspecto. los mismos que deberán ser necesariamente informados. determinando el volumen del movimiento de tierras y los tiempos. establecer los parámetros de resistencia mecánica que permita determinar la capacidad portante del terreno en las zonas donde se instalaran las estructuras planteadas en el proyecto. pontones.6.
cumplir con lo señalado con la Ley de Residuos Sólidos con relación a su disposición final. eliminación y disposición de material excedente. Aspectos técnicos que deben ser considerados en el trabajo de gabinete Considerando lo observado en el trabajo de campo y con toda la información recogida y disponible. espacios e iluminación suficiente. considerados en el perfil de proyecto. que garanticen la calidad ambiental del servicio a brindarse y todos los aspectos que intervienen en la calidad final de la obra.1. en cuanto a normas técnicas. desmontaje de las obras provisionales. El diseño debe garantizar además que una vez culminada la obra se tenga una adecuada orientación.
Artículo 12º. De la disposición adecuada de residuos y desechos generados en obra    Para el tratamiento de los residuos y desechos generados por la obra se deberán tomar en cuenta los siguientes aspectos: Deben estar incluidos en el presupuesto de obra las partidas de limpieza final de obra. rehabilitación ambiental de áreas disturbadas. en caso de que el proyecto considere edificaciones y otros. Debe prevenirse y disponer las áreas de circulación y transito para dotar de seguridad a los trabajadores de la obra. se deben contemplar las medidas para controlar y atenuar la emisión de gases contaminantes del aire que se pudieran producir por la ejecución de la obra. instalaciones. reglamento nacional de edificaciones y las normas complementarias de sector que corresponda según el tipo de proyecto.
11. Debe prevenirse y disponer de instalaciones sanitarias en el lugar de la obra y considerar aspectos relacionados a la seguridad para la obra y el trabajador. se deben contemplar las medidas para atenuar la emisión de ruidos molestos que se pudieran producir por la ejecución de la obra. buena distribución.Articulo 11º. deberá tomar en cuenta lo siguiente: 12. según el tipo de proyecto.1 Normatividad El proyectista debe considerar que los criterios de diseño y de más aspectos contemplados en el proyecto estén en concordancia con la normatividad vigente. Aspectos ambientales que deben ser considerados en el trabajo de campo El objetivo del trabajo de campo en temas ambientales debe estar dirigido a identificar y verificar los impactos ambientales negativos durante la ejecución de la obra. en el trabajo a desarrollar en gabinete el Proyectista además de sus propios criterios. etc.2.. 11. los que deben estar señalados en los planos y especificaciones técnicas correspondientes. El diseño debe considerar en caso de residuos sólidos. así como las indicaciones establecidas en la presente Directiva y otras propias de la municipalidad. etc. De ser el caso. De las condiciones ambientales previstas durante la ejecución de la obra       Durante la ejecución de la obra deberán prevenirse las siguientes condiciones ambientales: Debe prevenirse y disponer la correcta disposición de material excedente (en los lugares adecuados y destinados a este fin). De ser el caso.
costo final del proyecto. que frecuentemente se utilizan en los proyecto (ejemplo: CAPITULO 2: Movimiento de tierras) b. dejando el detalle de los estudios específicos en función a los TdR específicos para cada proyecto. plazos de ejecución. así mismo establecer cuantitativamente y cualitativamente la meta del proyecto e indicarse las actividades evaluadas para lograr el diseño final del proyecto. y en caso de aplicar. la memoria debe poseer en cada una de sus secciones un orden lógico de ejecución de los distintos trabajos. que estén relacionadas al proceso constructivo. Se debe tomar en cuenta que las especificaciones técnicas son por cada partida del presupuesto de obra (sección). 12. y deben ser concordante con los planos del expediente técnico.3. Por lo tanto. 12. relación de beneficiarios. SUB SECCIONES: Una sección estará conformada por sub-secciones que enfocarán lo siguiente: descripción. Especificaciones técnicas Las especificaciones técnicas deben contener la siguiente estructura: a. Metrados Se deberá efectuar una planilla de metrados detallados. justificación del proyecto. conteniendo la suficiente información técnica para su correcta ejecución. La memoria descriptiva deberá indicar: antecedentes.12. equipo.5. ubicación del proyecto. características de los materiales a utilizar. se deben nombrar las normas correspondientes. incluyendo aspectos cualitativos y cuantitativos. financiamiento del proyecto. CAPITULO: Abarca una serie de aspectos análogos en cuanto a rubros de construcción. vías de acceso. analizando cada estructura por separado de todas las partidas contempladas en el Expediente Técnico. forma de pago. servicios. enfatizando los diseños geométricos. Asimismo.4. (Ejemplo: sección 2. objetivos del proyecto. clima. presentando la sustentación de los parámetros usados. topografía. Al presentar el sustento de los metrados de todas las partidas que se presupuestan.5: excavación para explanaciones) c. no se debe discriminar las unidades. se complementará con la parte de la ingeniería del proyecto que estará sujeta al tipo de proyecto y especificada según los respectivos Términos de Referencia. La sustentación de estos metrados debe guardar correspondencia con las medidas señaladas en los planos. Presupuesto del proyecto
. así sea global y establecer la razón por la cual se considera dicha unidad. SECCCIONES: Una sección trata específicamente una determinada tarea de construcción que generalmente constituye una partida que conforma el presupuesto de obra. 12. unidad.2. No se deberán hacer referencia a partidas similares o genéricas y No se deberá hacer referencia a marcas de productos o materiales que induzcan a la compra de productos de determinados proveedores. Memoria descriptiva La memoria descriptiva deberá indicar la descripción general y características técnicas del planteamiento del proyecto.
monto que no será sujeto a variación en vista que con dicho monto es el que esta dada la viabilidad del proyecto. dentro de las cuales deben considerarse los controles de obra. en general ninguno de los componentes del expediente técnico debe ser presupuestado en forma global. No debe considerarse en el análisis de costos el insumo de capataz. Los expedientes en la fase constructiva se formularan considerando la modalidad de ejecución por contrata. Los precios de los insumos requeridos en el proyecto deben ser con los del mercado local preferentemente.6. Para los costos unitarios de la mano de obra. Costo total del proyecto: se considerará a la suma total de los ítems.Gastos generales variables: gastos de almacén. maestro de obra. solo para aquellos proyectos previstos a ser ejecutados por contrata. (a+b+c). Relación de insumos generales
. materiales de escritorio utilizados en obra. gastos de preparación de propuestas. debiendo considerar los siguientes aspectos: a. . (a+b+c+d). gastos de movilización y desmovilización de equipos. Se deberá presupuestar cada estructura por separado. Análisis de costos unitarios Cada partida o actividad debe estar sustentada con su respectivo análisis de costo unitario. deben adicionar su presupuesto analítico y su justificación. c. etc. como son gastos financieros. Costo directo: partidas relacionadas a la ejecución del proyecto. sea por administración directa o por contrata.7. b. Utilidad: La utilidad en ningún caso debe ser mayor al 6 % tomando en cuenta que se tomara este ítem. fotocopias y reproducciones. con la base de datos correspondiente. este es el presupuesto programado en el plan de inversiones y determinado en el perfil del proyecto declarado viable. 12. residencia. f. El cálculo de costo del maestro de obra debe estar efectuado en los gastos generales directos y con incidencia directa al plazo de ejecución a tiempo completo. sino por medio de las partidas con unidades que permitan valorizar adecuadamente. Los expedientes técnicos que en la fase constructiva serán formulados considerando que el proyecto se ejecutará por administración directa. Gasto generales: los gastos generales deben representar un máximo del 10% del costo directo y deben ser divididos en: . para todos los casos. fletes locales. 12. se utilizará el régimen que corresponda a la modalidad de ejecución. El proyectista es responsable que las partidas consideradas en el expediente técnico sean suficientes o necesarias para la correcta ejecución y aseguren la calidad del proyecto. g. administrador. guardianía. Costo total de obra: Se considerará a la suma total de los ítems.Gastos generales fijos: son aquellos gastos independientes del periodo de ejecución de la obra. Impuestos (IGV): Se debe considerar el IGV correspondiente al 19 % sobre el subtotal que resulte de la suma de los ítems. (e+f). para los casos de obras por contrata este costo será considerado como el presupuesto base o referencial para el proceso de contratación del contratista. e. gastos administrativos. en casos especiales deben indicarse los precios de otro mercado y tomar en cuenta los costos adicionales de fletes o envíos. d. Gastos de supervisión y liquidación: Se deberá considerar un porcentaje no mayor al 8% del costo total de obra para efectos de ser utilizados como gastos de supervisión y liquidación.El consultor o proyectista para el cálculo del presupuesto usara el software S10 u otro similar.
indicando los montos valorizados por mes y el porcentaje correspondiente. Este cronograma debe ser para cada una de las partidas específicas del gasto. El
. 12. nombre del proyectista.10.12. Los planos de las diferentes especialidades del Proyecto. Derecha 15 mm. Los planos deben ser de fácil entendimiento para la ejecución. Planos Los planos deben proporcionar la interpretación y comprobación cualitativa que permita justificar de forma gráfica la solución adoptada e identificar y aclarar los elementos de la obra. Abajo 15 mm. estas deben estar presupuestadas dentro del costo directo. Preferentemente los planos se presentarán en tamaño A1 o A3 con sus escalas respectivas y deberá utilizar un software especializado (ejemplo: ACAD). escalados y que además tengan los datos técnicos necesarios. 12.11. Pruebas y controles de calidad El presupuesto del Proyecto debe incluir los controles y pruebas de calidad que serán aplicados durante la ejecución. así como por grupos. los mismos que pueden añadirse libremente a criterio del proyectista para la correcta ejecución de la obra. Presupuesto analítico mensual En los proyectos a ser ejecutados por administración directa. en las que se deberá establecer el valor en cada periodo programado y por cada partida del presupuesto. o similar necesariamente. programarlo para contar con la disponibilidad presupuestal. nombre del proyecto. debe considerar todas las partidas genéricas del proyecto. materiales y equipo/herramientas. 12. Se debe considerar que en el listado de insumos del presupuesto debe aparecer el metrado total. costo parcial y total por insumo que se va a necesitar para el proyecto. es necesario efectuar el presupuesto analítico mensual. La sumatoria de los montos totales para cada uno de ellos debe ser concordante con el costo de partidas del presupuesto. es decir con los acotamientos suficientes. Los planos tendrán un rótulo en la parte inferior derecha. debe contener la información suficiente y características principales que concuerden con los trabajos que serán desarrollados en campo o en el proceso constructivo. Arriba 25 mm. 12. según el clasificador de gasto vigente. La relación de planos mínimos están indicados el capitulo IV de acuerdo al tipo de proyecto. conteniendo por lo menos la siguiente información: nombre del municipio con logo. es decir. es decir mano de obra. las que deben ser definidos en función al tipo y especialidad del proyecto. La correcta información vertida en este punto será la que se utilizará para el sustento de los metrados. Cronograma de obra valorizado para la ejecución de obra En la formulación del cronograma de obra. escalas.8. Se deberá presentar un cronograma de obra con diagrama de barras. fecha. 12.La relación de insumos deberá presentarse en forma general. nombre del plano. Los Planos tendrán los siguientes márgenes: Izquierda 30 mm. Nº O código del plano y un espacio para revisiones firmas o V°B°.9. Fórmula polinómica: Se deberá presentar el calculo respectivo de la formula polinómica de acuerdo a las normas que regulan dicho aspecto.
13. 12. Compatibilidad de documentos Se deberá verificar la compatibilidad entre el presupuesto.14.presupuesto debe incluir las partidas indicando las medidas de control de los impactos ambientales negativos generados por la ejecución de la obra. los planos y los metrados respecto a las partidas o actividades necesarias para la correcta ejecución. las especificaciones técnicas. Fletes locales Se realizará el cálculo de fletes para aquellos materiales que sean necesarios y adquiridos en mercados o lugares que requieran este costo adicional. DIFERENCIAS DE TIPOS DE EXPEDIENTE
8. 7. Fórmula Polinómica 9. PARTES DE UN EXPEDIENTE TÉCNICO. Valor Referencial o Presupuesto Base. 4. Estudio de suelos. Especificaciones Técnicas. antes de ser aprobado.3. 4. infraestructura o la que haga sus veces a la gerencia municipal. Los Expedientes Técnicos deberán estar debidamente foliados y firmados en todas sus páginas por el Solicitante y el Proyectista. REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE UN EXPEDIENTE TÉCNICO. Análisis de Gastos Generales y Utilidad o Costos Indirectos. 6. Planos. 3. Calendario de ejecución. Análisis de Precios o Costos Directos. debe estar visado en todas sus
. El expediente técnico. 5. Presentación de la solicitud o pedido de aprobación por parte de la gerencia de desarrollo urbano y rural. Contar con el proyecto de inversión pública declarada viable por la Oficina de Programación e Inversiones de la Municipalidad. Memoria Descriptiva 2. Metrados. 10. Todo Expediente Técnico comprende de las siguientes partes según el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del estado: 1.
son las subgerencias de estudios o similares las que formulan los expedientes técnicos. numeral 23. el mismo que tiene carácter de declaración jurada. plazo de ejecución. la aprobación del expediente técnico. Directiva General del SNIP.4. con copia a la OPI y a la subgerencia de obras o unidad ejecutora para que efectué el análisis y justificación de la modalidad de ejecución. y el registro a que se refiere la presente disposición. pero también se puede dar el caso de que esta labor sea encargada a un consultor de obra . posteriormente el presidente de la comisión emitirá un informe dirigido al gerente municipal adjuntando dichas acta y solicitando se emita la resolución gerencial aprobando el expediente técnico. y una constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. la modalidad de ejecución del PIP y las fórmulas de reajuste de precios en los casos que sea aplicable. con copias a la OPI y al área encargada de presupuesto de las resolución y del expediente técnico. en el plazo máximo de 3 días hábiles. de la Directiva 001-2009-EF/68. Procedimiento para el presidente de la comisión técnica Al finalizar las sesiones. la OPI institucional registra en el banco de proyectos. es decir el alcalde. en el capítulo de consultor de obra. adjuntando el formato SNIP 15. la información siguiente: el monto de inversión. Articulo 24º. se firmaran las actas y el pronunciamiento final.páginas por los profesionales responsables de su elaboración y por el área responsable de su revisión. Emisión de la resolución de aprobación Es responsabilidad de la gerencia municipal emitir la resolución de aprobación con todos los datos señalados en el acta de aprobación de la sesión de la comisión técnica y su entrega a la unidad ejecutara para que se inicie con las acciones correspondientes. establece que recibido el formato SNIP-15 y como requisito previo a la aprobación del estudio definitivo o expediente técnico detallado por el órgano que resulte competente. el presupuesto respectivo y la modalidad de ejecución. La aprobación del expediente técnico debe contener la denominación del Proyecto a ser ejecutado. inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores. gerente a quien se haya delegado funciones expresas mediante resolución de alcaldía.
¿QUIÉNES SE ENCARGAN DE LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS ? Por lo general.01. no implica aceptación o conformidad al contenido del mismo Articulo 23º. ¿QUIÉNES EVALÚAN Y APRUEBAN UN EXPEDIENTE TÉCNICO?
. El consultor de obra debe cumplir con los siguientes requisitos: Título profesional o registro de estar constituido como empresa. La UE es exclusivamente responsable por la información que consigne en el formato SNIP-15. Corresponde al titular del pliego. Registro en el banco de proyectos Que de acuerdo al artículo 23°. DEL PROCESO DE APROBACION DE LOS EXPEDIENT ES TECNICOS Articulo 22º. contar con experiencia acreditada conforme a la complejidad de la obra.
y el jefe de la Oficina de Programación de Inversiones o su representante.
. Esta resolución permite empezar los procesos administrativos y legales para dar inicio a la ejecución de la obra. Es recomendable que esté conformada por el jefe de línea de la Unidad Ejecutora o su representante. así como el número de sesión y fecha de revisión a cargo de la comisión técnica. ubicación geográfica. Los expedientes técnicos aprobados deben estar sujetos a ser ejecutados bajo cualquier modalidad. debe estar indicado el código SNIP del proyecto.Una comisión técnica es la encargada de esta labor. el jefe de línea de la Unidad Formuladora o Estudios o su representante. En la resolución de aprobación del expediente técnico. ¿CUÁL ES EL DOCUMENTO A TRAVÉS DEL CUAL SE APRUEBA UN EXPEDIENTE TÉCNICO? La resolución de aprobación del expediente técnico es el documento final y definitivo de la aceptación tácita de su contenido. Debe estar integrada por tres profesionales de las áreas técnicas. el plazo de ejecución y el número de folios con que cuenta el expediente técnico. monto total de inversión. nombre del proyecto.
Documentos recomendadosDocumentos similares a EXPEDIENTE TECNICO TEORIA.docxSkip carouselALCANTARILLADO SANITARIOProvincia AntaCable NYYPrecios Promelsa 2012Pautas para elaboración y evaluación de expediente técnico definitivo aplicado a Proyectos de Contingencia DU-058Especificaciones Tecnicas.doccontenido_6011Tdr Agua y DesagueInforme Modelo SupervicionBEBEDEROS AGUACharterET de diseño de pavimento.docxEspecificaciones Técnicas Para PavimentacionTemas de ConferenciasEstudio de pre-factibilidad.pdfProcedimiento de Movimiento de TierraspeditoCuestionario PMI FinalCharter en BlancoTema 01Sesion_01Cap 1-5 administracion de proyectosMaterial Curso Administracion de ProyectosFormatos Trabajo GrupalCAPITULO 01_EXPED_TECNICO.pdfEnsayo de AlicorpRoles de Actores en un proyecto de Construccion Plan de Mejora 38984el-costo_clase-2013_07_10leyes_socialesMás de Irwin Cubas LlatasSkip carousel96527007 Memoria Descriptiva ArquitecturaAprendizajes de Civilcad y Estacion TotalDiseño de EstriboInsumosMuros MESA CAP Proceso Constructivo TDMMesa+Installation+ManualMemoria Estructural - OvaloHilux - 2014Formula 02Formula 01Memoria Descriptiva Estudio Trafico Baypas CuscoClasificación SPT-1 M1PDF Brochure Mesa1284_CONCRETO RECICLADO2. Corte Directo C11. Analisis Quimico SueloEXPEDIENTE TECNICO TEORIA00065748.docCALCULOSCARRETERA OXAPAMPA.pdfMEMORIA DESCRIPTIVA.docWORD IMÁGENES ICG.docxInforme_Huachipa - Mecánica de SuelosAmpliacion de PlazoCuadro de Valores 201301.0 Memoria Descriptiva06 Pu Sanitarias03_Especificaciones TecnicasMemoria Descriptiva

References: Artículo 12
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 23
 resolución 
 resolución 
 resolución