Source: https://www.scribd.com/document/350917354/101552199-Sustento-de-Ampliacion-de-Plazo-03-Adicional-03-Deductivo-04-docx
Timestamp: 2018-09-19 12:46:21+00:00

Document:
101552199-Sustento-de-Ampliacion-de-Plazo-03-Adicional-03-Deductivo-04.docx
Uploaded by Pedidos ENeiraN
101552199-Sustento-de-Ampliacion-de-Plazo-03-Adici...
Sesión 16 El Contrato de Obra, Adelantos, Plazos, PERT-CPM
CCOT14 PROCESOS DE SELECCIÓN ECA.pdf
Cotizacion Mc - 0138 - 2017 Sra Eva Maria Vento - Puertas Cortafuego
Metrado Arquitectura Pisos y Unitarios Adoquines Mass
Alumbrado Lobby Escaler Imp 020915
SECTORES Con Ajustes 03.02.16-Model
luis imm (2)
RB-RCT100-22
COTIZACION 101179 AFSAC Estructura de Aluminio 4 x
Sectores Primer Piso
a.f01
II.ee. - Laboratorios de Investigación_ Pabellón a Vil...-Presentación1
SECTORES PRIMER PISO.pdf
Detalle Estructural Techo Policarbonato-model
Cotización Barra Discapacitado
Itemizado de Electrobombas
Licitacion052010 Anexo11 Analisiscostosunitarioselectricanoregulada (1)
CCF25052017_0001
Cc f 27102017
Puerta_SISE-Model.pdf
Carta Oferta 25.09.17
Puerta SISE Model
Ficha Tecnica Elstrong
Pag 11. III. Resumen de Proyectos Realizados
Formato de Almacen
1 - COLEGIO.doc
TDR_rev00
SUSTENTO DE AMPLIACION DE PLAZO Nº 03 - PARCIAL
AMPLIACION DE PLAZO PARA EJECUCION DE ADICIONAL DE OBRA Nº 03
Obra : “MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE
SALUBRIDAD DEL CANAL DE IRRIGACION DE LA
MARGEN IZQUIERDA DE MANTARO TRAMO PASAJE
UMUTO-AV. UNIVERSITARIA”.
Entidad Ejecutora : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
Sistema de Contratación : SUMA ALZADA.
Contratista : CONSORCIO DEL CENTRO
Supervisor de Obra : ING. LUIS ARTURO SUSANIBAR CHAVEZ
Residente de Obra : ING. ROLANDO SILVIO PALACIOS CABELLO
Monto Contratado : S/. 16´835,313.49
Presupuesto Base : S/. 17´909,907.97
Inicio de Plazo Contractual : 20-10-2010
Plazo de Ejecución : 300 días
Ampliación de Plazo Nº 01 : 61 d.c.
JUSTIFICACIÓN LEGAL 3. para emitir su pronunciamiento. Dicha situación debe ponerse en conocimiento de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República y del Ministerio de Economía y Finanzas. bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. bajo responsabilidad. el Titular de la Entidad podrá decidir autorizarlas. Tratándose de obras. la Entidad podrá resolver el contrato. podrá reducir bienes.ANTECEDENTES Durante la ejecución de la obra se ha presentado la ejecución del Adicional de la obra Nº 03 referente a:………………………………… 3. En el supuesto de que resultara indispensable la realización de prestaciones adicionales de obra por deficiencias del Expediente Técnico o situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato. reducciones y ampliaciones Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación. los pagos correspondientes serán aprobados por el Titular de la Entidad. Asimismo. siempre que ambas respondan a la finalidad del contrato original.2.. restándole los presupuestos deductivos vinculados... las prestaciones adicionales podrán ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original. siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. servicios u obras hasta por el mismo porcentaje. la Entidad podrá ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes y servicios hasta por el veinticinco por ciento (25%) de su monto.2. sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al proyectista. Para tal efecto. Alternativamente. debiendo para la ejecución y el pago contar con la autorización previa de la Contraloría General de la República y con la comprobación de que se cuentan con los recursos necesarios. La Contraloría General de la República contará con un plazo máximo de quince (15) días hábiles. En el caso de adicionales con carácter de emergencia dicha autorización se emitirá previa al pago. entendidos como aquellos derivados de las sustituciones de obra directamente relacionadas con las prestaciones adicionales de obra.1.BASE LEGAL Artículo 41. mediante .JUSTIFICACION LEGAL 3..-Prestaciones adicionales. Para ello se requerirá contar con la autorización del Titular de la Entidad. mayores a las establecidas en el segundo párrafo del presente artículo y hasta un máximo de cincuenta por ciento (50%) del monto originalmente contratado.2.
Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad. “De conformidad con el artículo 41° de la Ley. deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. el contratista o su representante legal solicitará. De conformidad con el art. debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual.. En este caso. desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal. El contratista podrá solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y/o paralizaciones ajenas a su voluntad. siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra.. según corresponda. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada. Tampoco podrán ser sometidas a arbitraje las controversias referidas a la ejecución de las prestaciones adicionales de obra y mayores prestaciones de supervisión que requieran aprobación previa de la Contraloría General de la República. 41 de la Ley el artículo 200 del Reglamento indica los siguiente: “Artículo 200. 3. La decisión de la Entidad o de la Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales. siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente: 1. no podrá ser sometida a arbitraje. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.Causales de ampliación de plazo. por intermedio de su residente. Las discrepancias respecto de la procedencia de la ampliación del plazo se resuelven de conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 40º de la presente norma. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado. el contratista. el contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado. El inspector o supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de . 4.comunicación escrita al contratista. la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo. el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales. El Artículo 201.Procedimiento de ampliación de plazo indica: “Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente. 2.
De no pronunciarse la Entidad en el plazo señalado. para cuyo efecto se seguirá el procedimiento antes señalado. . la Entidad podrá otorgar ampliaciones de plazo parciales. hecho que deberá ser debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra. Cualquier controversia relacionada con el pronunciamiento de la Entidad respecto a las solicitudes de ampliación de plazos podrá ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la comunicación de esta decisión. contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. bajo responsabilidad de la Entidad.ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad. se considerará ampliado el plazo. una vez aprobado. contados a partir del día siguiente de la recepción del informe del inspector o supervisor. considerando para ello sólo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida. Cuando las ampliaciones se sustenten en causales diferentes o de distintas fechas. La Entidad emitirá resolución sobre dicha ampliación en un plazo máximo de diez (10) días. la Entidad deberá pronunciarse sobre dicho calendario. se tendrá por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor. contados a partir de la recepción del nuevo calendario presentado por el contratista. reemplazará en todos sus efectos al anterior. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado. cada solicitud de ampliación de plazo deberá tramitarse y ser resuelta independientemente. La ampliación de plazo obligará al contratista a presentar al inspector o supervisor un calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación PERT-CPM correspondiente. El inspector o supervisor deberá elevarlos a la Entidad. el mismo que. a fin de permitir que los contratistas valoricen los gastos generales por dicha ampliación parcial. En tanto se trate de causales que no tengan fecha prevista de conclusión. contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe. siempre que las causales diferentes no correspondan a un mismo periodo de tiempo sea este parcial o total. En un plazo no mayor de siete (7) días. Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de ejecución de obra. en un plazo que o excederá de diez (10) días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación al contratista de la Resolución que aprueba la ampliación de plazo. en un plazo no mayor de siete (7) días. en un plazo máximo de siete (7) días. con los reajustes concordados con el residente. fuera del cual no se admitirá las solicitudes de ampliaciones de plazo.
Sólo en el caso que la ampliación de plazo sea generada por la paralización de la obra por causas no atribuibles al contratista. la Entidad ampliará el plazo de los otros contratos celebrados por ésta y vinculados directamente al contrato principal. 4..SUSTENTO TECNICO Para la ejecución del Adicional de Obra 03 se requiere modificar el plazo de ejecución contractual vigente en 120 días calendarios.Fecha de Inicio de la Causal : 03 de abril del 2012 4.. dará lugar al pago de mayores gastos generales variables debidamente acreditados.2.Fecha de finalización de causal : 02 de agosto de 20120 ..2. En virtud de la ampliación otorgada. 3.. el contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado. En este caso.Absolución por parte de la Entidad : 03 de abril del 2012 4. de aquellos conceptos que forman parte de la estructura de gastos generales variables de la oferta económica del contratista o del valor referencial.. según el caso.CUANTIFICACIÓN DE LA AMPLIACION DE PLAZO 4. salvo en los casos de obras adicionales que cuentan con presupuestos específicos.2.2. 3.El Artículo 202.. En el supuesto que las reducciones de prestaciones afecten el plazo contractual..3. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. Para la ejecución del Adicional de Obra Nº 03 la ampliación del plazo contractual en 130 días calendarios.1.Efectos de la modificación del plazo contractual indica: “Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de mayores gastos generales variables iguales al número de días correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto general variable diario.SUSTENTO LEGAL La causal invocada por el Contratista es: 4. los menores gastos generales variables se calcularán siguiendo el procedimiento establecido en el párrafo precedente.4.
Cuantificación en días : 120 días 5.Habiendo cumplido el contratista con todo lo normado en la Ley y su reglamento se solicita la ampliación de plazo por (120) CIENTO VEINTE días calendarios.BASE LEGAL 6.CONCLUSIONES 5..4.1. 6.1.....2.5.La ampliación de plazo da como consecuencia la modificación de Calendario de Avance de obra Actualizado vigente..Decreto Legislativo Nº 1017 6.2.Decreto supremo Nº 184-2008-EF .. 5.
Documents Similar To 101552199-Sustento-de-Ampliacion-de-Plazo-03-Adicional-03-Deductivo-04.docx
More From Pedidos ENeiraN

References: Artículo 41
 artículo 41
 artículo 200
 artículo 40
 Artículo 201
 resolución 
 Resolución 
 Artículo 202