Source: http://slideplayer.cz/slide/11344549/
Timestamp: 2017-08-18 09:13:51+00:00

Document:
Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Josef Šetek Seminář pro SC 3.2 ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY A TRANSPARENTNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY PROSTŘEDNICTVÍM ROZVOJE. - ppt stáhnout
Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Josef Šetek Seminář pro SC 3.2 ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY A TRANSPARENTNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY PROSTŘEDNICTVÍM ROZVOJE.
ZveřejnilOndřej Pokorný
Prezentace na téma: "Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Josef Šetek Seminář pro SC 3.2 ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY A TRANSPARENTNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY PROSTŘEDNICTVÍM ROZVOJE."— Transkript prezentace:
1 Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Josef Šetek Seminář pro SC 3.2 ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY A TRANSPARENTNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY PROSTŘEDNICTVÍM ROZVOJE VYUŽITÍ A KVALITY SYSTÉMŮ IKT Průběžná výzva č. 23 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I. 2.3. 2016
2 Zadávání veřejných zakázek 2
3 Pokud příjemce podpory realizuje projekt prostřednictvím zakázky na dodání zboží, poskytnutí služeb nebo provedení stavebních prací, je povinen řídit se principy transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace, a dále pak principy hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti (tzv. 3E) podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Při zadávání veřejné zakázky postupuje v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. V případě zakázek nespadajících pod působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách je povinen řídit se Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 vydaným dne 15. ledna 2014 na základě usnesení vlády ČR č. 44/2014 Metodika řízení programů v programovém období 2014–2020 (NOK) 3
4 Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou stanovena v: 1)Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – nadlimitní a podlimitní VZ (duben 2016 však zcela nový zákon) 1)Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 (MP) – veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR), zakázky malé hodnoty, zakázky vyšší hodnoty 2)Obecná pravidla pro žadatele a příjemce – kapitola 5 a 6 – další pravidla stanovená poskytovatelem dotace Zadávání veřejných zakázek - pravidla 4
5 5 Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 (MP) stanoví pro veřejného zadavatele při zadávání VZMR následující limity: - méně než 400.000,- bez DPH = tzv. zakázka malé hodnoty, nespadající pod pravidla MP, lze realizovat přímý nákup nebo objednávku - od 400.000,- bez DPH do 2.000.000,- bez DPH = zakázka malé hodnoty dle MP, nutné soutěžit postupem dle MP (zejm. Kapitola 7) - od 2.000.000,- bez DPH = postup dle Zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Výše uvedené limity se vztahují k předpokládané hodnotě VZ Zadávání veřejných zakázek - MP
6 Shodné jako v ZVZ: zakázky na dodávky zakázky na služby zakázky na stavební práce MP – věcné členění předmětu zakázky 6
7 Zadavatel může zadat zakázku: v otevřené výzvě (profil zadavatele, VVZ, www programu) nebo na elektronickém tržišti nebo v případě zakázek malé hodnoty v uzavřené výzvě (výzva min. 3 zájemcům) Lhůta pro podání nabídek nesmí být u zakázek malé hodnoty kratší než 10 kalendářních dnů. MP – procesní postup 7
8 Obsah zadávacích podmínek Kvalifikace Dodatečné informace Stanovení komise Otevírání obálek Posouzení a hodnocení nabídek Uzavření smlouvy Změny uzavřené smlouvy MP – další náležitosti 8
9 Příloha č. 1 – Obchodní podmínky zakázek na stavební práce (závazné!!!!) Příloha č. 2 - Formulář oznámení výběrového řízení – zadávací podmínky Příloha č. 3 - Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek Příloha č. 4 - Jmenování hodnotící komise/Pověření k otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek MP - přílohy 9
10 Předpokládaná hodnota zakázky a nabídková cena uchazeče, s nímž má být nebo byla uzavřena smlouva dle §82 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách nebo dle bodu 8.4.1 Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým. Platí i pro přímé objednávky či nákupy! Zadávání veřejných zakázek - ceny 10
11 Soulad předmětu VZ s obsahem projektu - nezakazuje ale přítomnost nezpůsobilých výdajů (např. servisní služby – funkční celek!!!) Požadavky na publicitu – nově „Povinnosti příjemců v oblasti publicity se nevztahují na dokumentaci o zakázce (zadávací dokumentace, protokoly z jednání komisí apod.)“. Ustanovení smluvních podmínek:  Označování účetních dokladů názvem a číslem projektu.  Uvedení povinnosti dodavatele poskytovat informace a dokumentaci oprávněným orgánům do roku 2028.  Ustanovení o archivaci dokladů do roku 2028. Obecná pravidla pro žadatele a příjemce – požadavky při zadávání 11
12 Kontrola veřejných zakázek 12
13 Proces kontroly VZ: 1.Povinnosti stanovují Obecná pravidla pro žadatele a příjemce + Podmínky Rozhodnutí (lhůty, finanční opravy) 2.Kontrola VZ probíhá průběžně ve 3 + 2 fázích 3.Relevantní dokumentaci o zakázce zadavatel předkládá prostřednictvím MS2014+ Kontrola veřejných zakázek 13
14 Proces kontroly VZ: 1. Fáze = kontrola zadávacích podmínek VZ -předložení zadávacích podmínek VZ k posouzení a konzultaci CRR 10 pracovních dní před plánovaným zahájením zadávacího/výběrového řízení -pro zakázky zadávané dle zákona o veřejných zakázkách se jedná o povinnost, pro VZMR se jedná o doporučení Kontrola veřejných zakázek 14
15 Proces kontroly VZ: 2. Fáze = kontrola průběhu zad. řízení před uzavřením smlouvy -předložení dokumentace k průběhu zadávacího řízení před uzavřením smlouvy na plnění zakázky ke kontrole CRR -pro zakázky zadávané dle zákona o veřejných zakázkách se jedná o povinnost, pro VZMR se jedná o doporučení -kontroluje se kompletní dokumentace, první 2 nabídky v pořadí a nabídky všech vyloučených uchazečů Kontrola veřejných zakázek 15
16 Proces kontroly VZ: 3. Fáze = kontrola dokončení zadávacího řízení -musí proběhnout vždy před schválením první žádosti o platbu -po dokončení kontroly je zasíláno stanovisko CRR ke kontrole Kontrola veřejných zakázek 16
17 Proces kontroly VZ: 4. Fáze = kontrola dodatku ke smlouvě před jeho uzavřením -dle Pravidel je stanovena povinnost předložit dodatek ke smlouvě před jeho uzavřením ke kontrole CRR -pro zakázky zadávané dle zákona o veřejných zakázkách se jedná o povinnost, pro VZMR se jedná o doporučení Kontrola veřejných zakázek 17
18 Proces kontroly VZ: 5. Fáze = kontrola uzavřeného dodatku -musí proběhnout vždy před schválením nejbližší (zpravidla první) žádosti o platbu Kontrola veřejných zakázek 18
19 Proces kontroly VZ: Pokud a) smlouva na plnění zakázky byla uzavřena před schválením právního aktu, nebo b) zadávací/výběrové řízení bylo zahájeno před schválením právního aktu, nebo c) dodatek ke smlouvě na plnění zakázky byl uzavřen před schválením právního aktu, neplatí povinnost předložit CRR příslušnou dokumentaci ke kontrole před zahájením řízení / uzavřením smlouvy / podpisem dodatku. V takovém případě zadavatel přiloží příslušnou dokumentaci k žádosti o podporu, a to bez ohledu na hodnotu původní zakázky. Kontrola veřejných zakázek 19
20 Praktické aspekty a časté problémy při zadávání zakázek v oblasti ICT 20
21 Je pracovní skupinou Rady vlády pro informační společnost zřízenou za účelem projednávání a posuzování zadávání veřejných zakázek formou JŘBU zadávaných v oblasti informačních a komunikačních technologií. Posuzování záměru zadavatele realizovat nadlimitní veřejnou zakázku formou JŘBU a dále doporučit zadavateli takový postup či koncepci nastavení projektu, aby nedocházelo k nadužívání JŘBU. Zprávy o posouzení předkládány Předsednictvu RVIS. Zpráva o projednání Předsednictvem RVIS je předkladatelem následně předložena jako součást informace na vládu předkládané dle článku I bodu 1. písmene a), ab) a písmene b) Usnesení vlády České republiky ze dne 10. dubna 2013 č. 246. Uloženo členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy při aplikaci výjimek dle § 18 a § 23 ZVZ. Pracovní skupina pro jednací řízení bez uveřejnění RVIS 21
22 Nutné uvádět požadavky na výkonnost procesoru prostřednictvím benchmarkového testu, nikoli uvedením frekvence nebo konkrétní značky Usnesení vlády č. 763 z 11. července 2007 PassMark - https://www.cpubenchmark.net/; https://bapco.com/; http://www.spec.org/;https://www.cpubenchmark.net/https://bapco.com/ http://www.spec.org/ Brát ohled i na další požadované parametry (počet jader, cache, maximání odběr apod.) Rozhodnutí UOHS S496/2014 – „Ve vztahu k požadavkům zadavatele … se Úřad zabýval kombinací parametrů minimální počet jader („osazeno 1× nejméně osmijádrové CPU“) a minimální vyrovnávací paměť cache („L3 cache 20 MB“). Tato kombinace hodnot u těchto zmíněných parametrů byla v době zahájení zadávacího řízení charakteristická pro procesory společnosti INTEL. Společnost AMD v době zahájení zadávacího zakázky nevyráběla osmijádrový procesor s vyrovnávací pamětí L3 cache 20 MB. Společnost AMD měla v tuto dobu ve své nabídce šestnáctijádrový procesor s vyrovnávací pamětí L3 cache 16 MB. Hodnotu cache 20 MB uváděla ve specifikacích svých procesorů pouze společnost INTEL.“ CPU 22
23 Diskriminační a nadbytečné požadavky: RAID-50 – je nutné? RAID 3 – nestandardní, méně používaný typ podpora Thin provisioning = nabízí řada výrobců, ale plus zero detect space reclamation = obchodní název IBM!!! Diskové pole 23
24 ICT zakázky – často přiloženy produktové listy v AJ x požadavek na zpracování nabídky v ČJ Možné řešení: „Nabídka musí být zpracována v ČJ, s výjimkou produktových listů, které mohou být přiloženy v AJ.“ Jazyk zpracování nabídky 24
25 Kolik výrobků splňuje beze zbytku požadované parametry? Přepínače typu LAN Min. 8x 10/100/1000 ethernet porty + min. 2x 100/1000 SFP šachty Podpora PoE+ dle standardu IEEE 802.3at s dostupným celkovým výkonem min. 65 W Tichý chod - bezvětrákové provedení Podpora statického směrování IPV4 a IPV6 L3 statické směrování s 32 trasami Podpora QoS Automatické přiřazení hlasové VLAN Propustnost: min. 13.4 Mpps Přepojovací kapacita: min. 18 Gbps Velikost MAC Address Table min 8000 záznamů Protokol vzdáleného přístupu SNMP 1, RMON 2, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, CLI Podpora DHCP, automatické vyjednávání, podpora ARP, seskupování, podpora VLAN, zrcadlení portů Podpora Spanning Tree Protocol (STP), Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), podpora MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol,Access Control List (ACL) podpora,Quality of Service (QoS) Podpora Jumbo Frames Podpora RADIUS network logins Standardy IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3 Podpora na HW v úrovni 9x5xNBD po dobu min. 5 let Nárok na nové verze OS přepínačů po dobu min. 5 let HP 1920-8G POE+ (65 W) = jediný výrobek!!! Souhrn požadavků na zařízení 25
26 Kolik výrobků splňuje beze zbytku požadované parametry? CPU musí mít min. výkon 17 400 bodů, nativně 12-core dle PassMark jsou nad touto hodnotou jen 12-jádrové Intel Xeon procesory = jediný výrobek!!! Souhrn požadavků na zařízení 26
27 Různorodost ICT plnění: HW/SW infrastruktura (servery, disková pole, síťové prvky, serverové OS, databázový systém, řešení pro virtualizaci, bezpečnostní řešení, HW/SW firewall) Osobní počítače a kancelářský SW Výstupní zařízení (tiskárny, plotry a multifunkční zařízení) Agendové a ekonomické informační systémy (ISVS – elektronická spisová služba, ekonomické systémy, datové sklady, nástroje BI, rozklikávací rozpočet, evidence smluv apod. ) SW vyvíjený na míru a dle požadavků objednatele Zařízení na rozhraní ICT a elektrotechniky (dieselagregáty, klimatizace, zhášecí systémy, přístupové systémy) Ostatní specifické produkty (systémy CAD/GIS, hlasovací systém pro zastupitelstvo apod.) Dělení/slučování zakázek 27
28 Základní problém: Nepřípustné dělení vs. nepřípustné slučování (diskriminace, omezení soutěže) Místní, věcná a časová souvislost, funkční celek (zejm. pokud je složený z nesouvisejících plnění, např. infrastruktura + AIS) ZVZ: § 13 odst. 8) ZVZ – „Při stanovení předpokládané hodnoty je zadavatel povinen sečíst předpokládané hodnoty obdobných, spolu souvisejících dodávek či služeb, které hodlá pořídit v průběhu účetního období.“ (ne všechno ICT plnění spolu souvisí – různorodost!!!) §98 odst. 1) ZVZ – „Zadavatel může rozdělit veřejnou zakázku na části, připouští-li to povaha předmětu veřejné zakázky.“ Dělení/slučování zakázek 28
29 Rozsudek krajského soudu v Brně 62 Af 7/2010-135 „…pokud zadavatel poptává určité věcně a co do účelu využití ucelené plnění, je oprávněn takové plnění poptat v rámci jedné veřejné zakázky. Pokud se však předmět této zakázky skládá z vícero druhů různých výrobků, které lze poptávat i samostatně a u nichž je pravděpodobné, že by v případě samotného zadávání bylo podáno více nabídek, je namístě takovou veřejnou zakázku rozdělit na části a umožnit podávání nabídek i na tyto části.“ K otázce generálního dodavatele, s nímž následně zadavatel řeší veškeré závazky vyplývající z porušení odpovědnosti generálního dodavatele či jeho smluvních partnerů se ve své rozhodovací praxi vyjadřuje ÚOHS v bodě 32 odůvodnění rozhodnutí S682/2013: „…je sice možné chápat obavu zadavatele o řešení případných sporů mezi jednotlivými dodavateli jako oprávněnou, nicméně zadavatel nemůže své obavy o řešení případných sporů mezi jednotlivými dodavateli při zadávání veřejných zakázek upřednostňovat na úkor zásad zakotvených v ust. § 6 zákona.“ Dělení/slučování zakázek 29
30 Faktory, které mohou mít vliv na dělení/slučování zakázky z/do jednoho funkčního celku (otázka, kdy se skutečně nelze vyhnout sloučení do funkčního celku, který může omezit soutěž): Personální limity na straně zadavatele (dostatek IT odborníků) Limity vyplývající z právních podmínek (zásah do autorských práv, smluvní ochrana) Limity vyplývající z technického řešení (míra provázanosti, kompatibilita, vazba na stávající SW/IS, možné způsoby implementace navazujících řešení) Dodavatelské limity (jediný dodavatel vs. více dodavatelů) Časové limity (dostatek času na pořízení per partes) Proporcionalita řešení (rozšíření vs. náhrada stávajícího řešení) Dělení/slučování zakázek 30
31 Východiska pro řešení: Implementace navazujícího řešení jiným dodavatelem bez subdodavatelské (tj. omezující soutěž) či jiné účasti dodavatele stávajícího SW/IS: Je vůbec možné? Za jakých podmínek (např. popis rozhraní stávajícího SW/IS, licence na webové služby, nutná subdodávka od dodavatele stávajícího SW/IS apod.)? Co je touto vazbou usnadněno (zejm. lze dopředu odvodit minimální HW nároky navazujícího řešení apod.)? Vazba na stávající SW/IS 31
32 Certifikáty členů týmu odůvodnění, substituovatelnost (např. Microsoft Certified System Engineer - je zahrnut i v certifikátech vyšších stupňů). Osvědčení týkající se nesouvisejícího plnění kolik dodavatelů splňuje, pokud zadavatel požaduje obsažení v jedné referenci? dodavatel nucen uzavírat s obchodními partnery subdodavatelské smlouvy, což jednoznačně zvyšuje náklady na účast v zadávacím řízení, bez ohledu na skutečnost, že v krátce vymezené lhůtě pro podání nabídek je často nemožné takového partnera zajistit. Technické kvalifikační předpoklady u ICT zakázek 32
33 Řádná péče a holistický přístup k VZ 33
34 Řádnou péčí při přípravě může zadavatel předejít prakticky všem problémům se zakázkou Harmonogram Kompetentní / zkušený přípravný tým Stanovení předmětu zakázky Předpokládaná hodnota zakázky Provázanost s dalšími potřebami minulými či budoucími Konzultace či kontrola I. fáze ze strany CRR nemůže řádnou péči v přípravě nahradit ! Řádná péče v přípravě zakázky 34
35 Plánování VŘ s předstihem Dostatek času umožňuje preventivní řešení nejrůznějších problémů deformovaný trh ICT podlimitních zakázek – dobrovolně nadlimitní režim fixní termíny pro dodání díla / datum konce projektu – nepoužívat námitky / ÚOHS nový zákon o veřejných zakázkách vypořádání nálezů z kontrol / auditů a redukce případných korekcí Harmonogram 35
36 Studie proveditelnosti není zadávací dokumentace zakázky: slouží jinému účelu – projekt vs. zakázka je určena jiným subjektům – vedení zadavatele / poskytovatel dotace vs. uchazeč o zakázku obsahuje jiné informace / formulace: zejména varianty řešení, které však již v zakázce umožněny být nemají namísto závazných podmínek užívá formulace „měkké“ – bylo by výhodnější, nejlepší atd. těžko na takové zadání zpracovat nabídku / určit cenu a následně obsah vynutit pro případ, že dojde k podání nabídky k datu zahájení zakázky je navíc často neaktuální – rozpočet / předpokládaná hodnota, technologie, vstupní / výstupní předpoklady… – zákon vyžaduje rozhodnutí na základě aktuálních dat ! Studie proveditelnosti 36
37 Zadavatel by měl předvídat a plánovat řešení svých ICT potřeb do budoucna Řádné plánování vede k požadavkům na kompatibilitu Naopak časté jsou požadavky na „kompatibilitu“, které jsou spíše: o „salámovou metodou“ zadávání stejnému dodavateli o požadavkem na konkrétní výrobek HW/SW, na který je zadavatel (jeho IT oddělení) zvyklý o ekonomicky neefektivním postupem zadavatele (omezení soutěže bez skutečně objektivního důvodu, který nezavinil zadavatel) Nutno posuzovat i s ohledem na přiměřenost (k předchozímu či následnému plnění) Je rozdíl, jestli zadavatel pořídí blade šasi plné serverů nebo blade šasi s jedním serverem a výhledem na jeho následné rozšiřování „kompatibilními“ servery – druhý postup nemusí být „nutným nákladem na realizaci“ (blade šasi není nutné k pořízení jednoho serveru), tj. může jít o nezpůsobilý výdaj. „Kompatibilita“ vs. předvídanost 37
38 Požadavky na zcela konkrétní plnění – rozšíření blade šasi, diskových polí o další plotny, firewallů atd., vše z důvodu „kompatibility“ Závislost zadavatele na předchozích zakázkách (HW/SW), které (i) znemožňují / ztěžují transparentní otevřenou soutěž a (ii) nejsou důvodem pro realizaci jednacího řízení (zadavatel se sám omezil, nejde o objektivní důvod) Změny nabídnutého plnění, např. proto, že se dané servery v okamžiku dodávky již nevyrábějí Výsledkem jsou kontrolní zjištění, které je nutno rozptýlit, aby nedocházelo ke zbytečným sankcím -> dopady do harmonogramu, případně i výše dotace Praktické důsledky podceněné přípravy 38
39 Centrum pro regionální rozvoj České republikyVinohradská 46, 120 00 Praha 2tel.: +420 221 580 201 www.crr.cz Děkuji za pozornost. 39 Ing. Josef Šetek setek@crr.cz
Stáhnout ppt "Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Josef Šetek Seminář pro SC 3.2 ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY A TRANSPARENTNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY PROSTŘEDNICTVÍM ROZVOJE."
Zadávání a kontrola veřejných zakázek Mgr. Barbora Dedková - Specialista na administraci VZ Seminář pro SC 2.1 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SLUŽEB VEDOUCÍ.
Seminář pro žadatele k 37. výzvě IROP „Energetické úspory v bytových domech II" Zadávání a kontrola veřejných zakázek
Seminář pro žadatele IROP Ing. Helena Mertová Zadávání a kontrola veřejných zakázek červen 2016.
Zadávání veřejných zakázek. Osnova 1. Zadávání veřejných zakázek 2. Problémy v zadávaní 3. Dotazy.
Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Josef Šetek Seminář pro SC 2.2 VZNIK NOVÝCH A ROZVOJ EXISTUJÍCÍCH PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT V OBLASTI SOCIÁLNÍHO.
Pravidla pro zadávání zakázek v OP LZZ Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek (Příloha OM OP LZZ D9)
PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI ZE ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V RÁMCI OPŽP Josef Jemelka Oddělení veřejných zakázek OPŽP Státní fond životního prostředí ČR.
ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V RÁMCI OP VK Seminář pro příjemce 29. října 2012.

References: zákona č. 320
 zákona č. 137
 §82
 § 18
 § 23
 § 13
 §98
 § 6