Source: https://bauleiterschulung.de/seminare/vobb-vertiefungsseminare/bauzeit-behinderungen-und-dokumentation/++/t/1568671200/
Timestamp: 2019-09-17 13:00:54+00:00

Document:
Bauzeit, Behinderungen und Dokumentation - VOB/B-Vertiefungsseminare - Seminare - bauleiterschulung.de
Bauzeit, Behinderungen
Oft werden an Baustellen Verluste erwirtschaftet, weil die vertraglich vereinbarte Bauzeit überschritten wird. Das veranlasst Auftraggeber, Ansprüche wegen Verzug mit der Leistung geltend zu machen. Der Auftragnehmer behauptet dagegen, es sei ihm aufgrund von Behinderungen gar nicht möglich gewesen, die Vertragsfristen einzuhalten. Da die Begriffe Verzug und Behinderung im Baualltag häufig undifferenziert gebraucht werden, erfolgt zunächst eine Klärung der unterschiedlichen Fallkonstellationen und der jeweiligen Ansprüche der Vertragsparteien bei Verzug oder Behinderung.
Im Mittelpunkt des Seminars steht dann die Frage, welche Voraussetzungen der Auftragnehmer erfüllen und welche Behauptungen er beweisen muss, um Mehrkostenansprüche aus Behinderungen geltend machen zu können. Darüber hinaus werden alle in der Praxis relevanten Probleme zu gestörten Bauabläufen besprochen.
Verzug und Behinderung/Begriffsdefinitionen
Geltendmachung einer vereinbarten Vertragsstrafe (§ 11 VOB/B)
Schadensersatzanspruch bei Aufrechterhaltung des Vertrages gemäß § 6 Abs. 6 i. V. m. § 5 Abs. 4 VOB/B
Schadensersatzbegründende Kündigung gemäß § 8 Abs. 3 i. V. m. § 5 Abs. 4 VOB/B
Begriff der Behinderung und Unterbrechungen anhand von Beispielen:
Inhalt und Form der Baubehinderungsanzeige nach § 6 Nr. 1 VOB/B
Anspruch des AN auf Ausführungsfristverlängerung nach § 6 Abs. 2 VOB/B
Mehrkostenansprüche des AN bei Baubehinderungen
Durchsetzung von Mehrkostenansprüchen/Dokumentation von Behinderungsumständen und Behinderungsauswirkungen
Sonderprobleme bei gestörten Bauabläufen
Durchführung von Beschleunigungsmaßnahmen
Durchstellen“ der Vertragsstrafe des AG an den Nachunternehmer als Schadensersatz?
Weitergeltung der Vertragsstrafe bei störungsbedingter Fristverlängerung?
Reaktion auf Baubehinderungsanzeige des Nachunternehmers
Geschäftsführer, Projekt- und Bauleiter, Poliere, kaufmännische Mitarbeiter

References: § 6
 § 5
 § 8
 § 5
 § 6
 § 6