Source: http://docplayer.cz/18656963-Prirucka-pro-ceske-kooperacni-partnery-realizace-projektu-program-spoluprace-cci-code-2014tc16rfcb017.html
Timestamp: 2019-10-18 06:43:55+00:00

Document:
Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program spolupráce CCI-Code: 2014TC16RFCB017 - PDF
Download "Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program spolupráce CCI-Code: 2014TC16RFCB017"
1 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program spolupráce CCI-Code: 2014TC16RFCB017 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko Vydání 1, platnost od
2 Za obsah zodpovídá: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské nám. 6, Praha 1 2
3 OBSAH 1 ÚVOD SEZNAM ZKRATEK A VYMEZENÍ POJMŮ PRÁVNÍ NAVÁZÁNÍ PROSTŘEDKŮ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE (DOTAČNÍ SMLOUVA) Příprava Smlouvy o poskytnutí dotace Plán ročních plateb Dokumenty, které je třeba dodat JS před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace Další přílohy Dokumenty, které je třeba dodat po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR REALIZACE PROJEKTU ZMĚNA PROJEKTU Zásadní změny projektu, které vyžadují schválení Monitorovacího výboru Změny projektu, které nevyžadují schválení Monitorovacího výboru Vliv změny v projektu na Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu VÝBĚR DODAVATELE, VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Postup na české straně programového území SDÍLENÉ VÝDAJE ÚČETNICTVÍ A POVINNOST ARCHIVACE ÚČETNÍCH DOKLADŮ ÚČTY PROJEKTU UDRŽITELNOST PROJEKTU (LHŮTA ÚČELOVÉHO VÁZÁNÍ PROSTŘEDKŮ) PUBLICITA Náležitosti publicity Způsob zajištění publicity v závislosti na typu projektu Ostatní projekty Pravidla pro správné zajištění publicity projektu a posuzování jejího naplnění KONTROLA VÝDAJŮ A PROPLÁCENÍ DOTACE POVINNOSTI KOOPERAČNÍCH PARTNERŮ PŘI KONTROLE VÝDAJŮ POSTUP KONTROLY VÝDAJŮ KOOPERAČNÍCH PARTNERŮ Dokumenty, které jsou odevzdávány ke kontrole výdajů Provedení kontroly výdajů Potvrzení kontroly Závěrečná kontrola výdajů kooperačních partnerů OVĚŘOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ NA MÍSTĚ PROPLACENÍ PROSTŘEDKŮ EFRR A SR NESROVNALOSTI PORUŠENÍ POVINNOSTÍ STANOVENÝCH SMLOUVOU O POSKYTNUTÍ DOTACE DEFINICE NESROVNALOSTÍ SEZNAM PŘÍLOH Evidence revizí Příručky pro příjemce dotace
4 1 ÚVOD Vážený úspěšný žadateli, máte za sebou první fázi projektového cyklu, která skončila schválením projektu Monitorovacím výborem. Následuje neméně důležitá část projektového řízení, a sice samotná fyzická realizace projektu. Možnými úskalími realizace se Vás pokusí provést Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu (dále jen Příručka ), kterou právě držíte v ruce. Je určena příjemcům dotace a zahrnuje veškeré informace potřebné k realizaci projektu a čerpání peněz z prostředků EU prostřednictvím Programu spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou (dále jen Program ). S Příručkou by se měl seznámit každý z partnerů již před podáním samotné projektové žádosti, jednak z toho důvodu, že některá ustanovení (např. postupy pro výběr dodavatele) se vztahují také na fázi přípravy projektu a projektové žádosti, a také z toho důvodu, aby byl předem obeznámen s podmínkami pro poskytnutí dotace. Příručka navazuje na Příručku pro české kooperační partnery podávání žádostí, která se zabývá fází přípravy projektu a podání žádosti. Obě příručky jsou k dispozici v elektronické podobě jak na stránkách Programu: v sekci Příručky, tak na stránkách MMR Kontaktní údaje subjektů zapojených do Programu naleznete v Příloze č. 4 této Příručky. Veškeré aktuální formuláře týkající se realizace naleznete na stránkách Programu Změny (revize) v Příručce se provádějí buď vydáním Metodického pokynu Národního orgánu (v případě dílčích změn) nebo zveřejněním nového vydání Příručky (v případě rozsáhlejších změn). Aktualizace upravené Metodickými pokyny jsou automaticky zahrnuty do dalšího vydání Příručky. Datum počátku platnosti daného Metodického pokynu nebo vydání Příručky je vždy uvedeno na titulní straně dokumentu. Informace o vydání nové verze Příručky, resp. Metodického pokynu budou zveřejněny na webových stránkách MMR Příručka je určena pouze pro české příjemce a SAB nezodpovídá za její obsah. Autoři této Příručky doporučují pravidelné sledování stránek Programu, které lze nalézt na a kde jsou průběžně zveřejňovány další důležité informace, které mohou být pro realizaci projektu podstatné. Své náměty, připomínky či názory na obsah, přesnost a praktickou použitelnost Příručky můžete zasílat na ovou adresu: nebo a přispět tak v případných aktualizacích tohoto materiálu k jeho lepší použitelnosti pro příjemce dotace. Za Vaše ohlasy děkují Stanislav Rataj a Josef Žid 4
5 2 SEZNAM ZKRATEK A VYMEZENÍ POJMŮ CO Centrum ČR DPH ECB EFRR EK EU FMP JS KP KÚ LP MMR MV NO PP ŘO SAB Certifikační orgán Centrum pro regionální rozvoj České republiky Česká republika Daň z přidané hodnoty Evropská centrální banka Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská komise Evropská unie Fond malých projektů Společný sekretariát (z anglického Joint Secretariat ) Kooperační partner Krajský úřad Lead partner Ministerstvo pro místní rozvoj Monitorovací výbor Národní orgán Projektový partner Řídící orgán Saská rozvojová banka -dotační banka- (z německého Sächsische Aufbaubank-Förderbank- ) SMUL Saské státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství (z německého Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft ) SR Státní rozpočet 5
6 VYMEZENÍ POJMŮ Certifikační orgán Certifikační orgán (dále CO) zodpovědný za celkové finanční řízení prostředků poskytnutých ze zdrojů EU včetně certifikace je zřízen v rámci Saského státního ministerstva životního prostředí a zemědělství (SMUL). Vyhotovuje a předkládá Evropské komisi (dále EK) certifikované výkazy výdajů a žádosti o platby, přijímá platby od EK za celý Program. CO osvědčuje, že výkazy výdajů jsou pravdivé, vycházejí ze spolehlivého účetního systému a jsou založeny na ověřitelných podkladech. Evropský fond pro regionální rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj (dále EFRR) zásadně přispívá k dosažení cíle podpory rozvoje a strukturálních změn regionů, jejichž rozvoj zaostává a jejichž hospodářská a sociální přeměna čelí strukturálním obtížím. Fond rovněž přispívá k podpoře udržitelného rozvoje a k vytváření udržitelných pracovních příležitostí. Fond malých projektů V rámci Fondu malých projektů (dále FMP) mohou být podporovány projekty s požadovaným příspěvkem z prostředků EFRR až do výše EUR a celkovými náklady max EUR. Malé projekty, jejichž celkové výdaje jsou nižší než EUR u německých příjemců a EUR u českých příjemců, nebudou zohledněny. Projekty v rámci FMP podporují a zintenzivňují přeshraniční informovanost, komunikaci a spolupráci mezi občany, sdruženími a institucemi ve společném programovém území a posilují identifikaci obyvatelstva se společným životním prostorem. Realizace FMP probíhá ve vlastní zodpovědnosti čtyř česko-saských euroregionů: Euregio Egrensis ( Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří ( Euroregion Elbe/Labe ( Euroregion Neisse- Nisa-Nysa. ( Podrobná ustanovení jsou uvedena ve Společném realizačním dokumentu pro FMP. Implementace Proces řízení a provádění Programu, který zahrnuje zejména následující činnosti: schválení a vyhlášení Programu; příprava, hodnocení, výběr a realizace projektů; kontrola; autorizace a provádění plateb; monitorování projektů a hodnocení dopadů projektů. Kontrolor dle čl. 23 Subjekt ustanovený podle čl. 23 nař. (EU) č. 1303/2013, který kontroluje a protokoluje legalitu (zákonnost) a řádnost výdajů, které nahlásí kooperační partner. Tato kontrola má charakter jak administrativní kontroly (prováděna na základě předložených dokumentů), tak kontroly na místě (prováděné na vzorku projektů). Jako kontroloři podle č. 23 jsou v rámci Programu stanoveni: pro saské kooperační partnery Saská rozvojová banka -dotační banka- (SAB); 6
7 pro české kooperační partnery Centrum pro regionální rozvoj České republiky (Centrum), kontaktním místem jsou místně příslušné regionální pobočky: o pro Liberecký kraj pobočka Severovýchod se sídlem v Hradci Králové; o pro Ústecký a Karlovarský kraj pobočka Severozápad se sídlem v Chomutově. Pokud není sídlo kooperačního partnera v programovém území, rozhoduje o jeho místní příslušnosti z hlediska kontroly Centrum. Kooperační partner (KP) Obecně je jako kooperační partner označen každý partner, který se podílí na projektu, tzn. Lead partner i projektový partner/projektoví partneři jsou kooperačními partnery. Lead partner (LP) Lead partner (též Vedoucí partner) je zodpovědný za celkovou koordinaci, management projektu, podávání zpráv o projektu a za realizaci projektu. LP dále podává projektovou žádost a zodpovídá za správnost a pravdivost údajů v ní uvedených. Do doby podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace je LP chápán ve smyslu žadatele a po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace je chápán ve smyslu příjemce. Po schválení projektu MV je s ním sepsána Smlouva o poskytnutí dotace, na jejímž základě je nositelem dotace z prostředků EU a nese celkovou zodpovědnost za realizaci projektu. Prostředky na základě Smlouvy o poskytnutí dotace přijaté od Platebního místa SAB dále převádí na účty svých projektových partnerů. Čeští LP mohou na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu přijímat také dotaci na spolufinancování jimi prováděných aktivit. Detailní popis funkce Lead partnera je uveden v kap. 4.2 Společného realizačního dokumentu a kap Příručky pro české kooperační partnery podávání žádostí. Milník Milníkem se rozumí dílčí etapa projektu, která zahrnuje všechny obsahově související aktivity vedoucí k určitému dílčímu cíli projektu. Milník může mít v závislosti na svém charakteru různou délku trvání, datem dosažení milníku se rozumí dokončení fyzické realizace daného dílčího celku. Výdaje vzniklé v souvislosti s realizací milníku lze předkládat ke kontrole i průběžně během doby jeho realizace. Monitorovací období Určité, předem stanovené období v průběhu realizace projektu, které je po svém uplynutí popsané Průběžnou zprávou KP či Závěrečnou zprávou PP (viz dále). V rámci monitorovacího období lze též předkládat výdaje k vyúčtování. Jednotlivá monitorovací období na sebe musí navazovat. Harmonogram monitorovacích období je dohodnut individuálně mezi každým kooperačním partnerem a národním kontrolorem dle čl. 23. Monitorovací výbor Orgán zřízený oběma členskými státy, který je zodpovědný především za výběr projektů vhodných k realizaci, monitorování pokroku dosaženého při realizaci prioritních os a cílů stanovených v Programu. 7
8 Národní orgán Orgán státní správy odpovědný za realizaci Programu na území ČR. Je partnerem Řídícího orgánu. Funkci Národního orgánu a konkrétní činnosti spojené s touto funkcí zajišťuje Odbor evropské územní spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Nesrovnalost Dle čl. 2, odst. 36 nař. (EU) č. 1303/2013 se nesrovnalostí rozumí jakékoli porušení ustanovení unijního nebo vnitrostátního právního předpisu týkajícího se jeho uplatňování, které vyplývá z jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu zapojeného do provádění fondů ESI, a v důsledku jehož je nebo by mohl být poškozen rozpočet Unie tím, že by byl z rozpočtu Unie uhrazen neoprávněný výdaj. Nezpůsobilé výdaje Jedná se o výdaje, které nemohou být spolufinancovány z EFRR ani ze SR ČR. Pokud tyto výdaje v průběhu realizace projektu vzniknou, musí být vždy financovány z jiných zdrojů, než z dotace poskytnuté prostřednictvím Programu. Tyto výdaje nejsou započítány do základu, ze kterého se vypočítává výše dotace. Oficiální registrace projektové žádosti Den podání projektové žádosti na Společný sekretariát (dále JS) nebo krajský úřad (dále KÚ). JS následně potvrdí doručení a datum podání této žádosti na JS nebo KÚ. Datem oficiální registrace začíná časová způsobilost výdajů pro realizaci projektu. Platební místo SAB Subjekt umístěn v rámci struktury SAB, který kontroluje soupisky výdajů a žádosti o vyplacení prostředků českých a saských Lead partnerů a provádí vůči nim platby. Prioritní osa Jedna z priorit strategie rozvoje Programu skládající se z tzv. investičních priorit. Každá investiční priorita má definován jeden nebo více specifických cílů, jejichž naplňování je měřitelné prostřednictvím indikátorů. Programový dokument Programový dokument Programu spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko připravily společně oba partnerské státy za účelem vymezení obsahu Programu v programovém období Dokument obsahuje výchozí situaci programového území vztaženou na vybrané tematické cíle, strategii Programu vymezenou prostřednictvím prioritních os, investičních priorit, finanční alokace Programu a rámcový popis implementace Programu. Program byl schválen 11. června 2015 pod číslem CCI-kódu 2014TC16RFCB017. Projekt Soubor aktivit realizovaný prostřednictvím Lead partnera a projektových partnerů. 8
9 Projektový partner (PP) Mimo Lead partnera jakýkoliv partner účastnící se na realizaci daného projektu. PP je na základě Smlouvy o spolupráci zodpovědný za realizaci své části projektu v rámci Programu, přičemž zodpovědnost za realizaci celého projektu nese Lead partner. PP přijímá od LP na základě Smlouvy o spolupráci finanční podíl prostředků z EFRR. Čeští PP mohou na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu přijímat také dotaci na spolufinancování jimi prováděných aktivit. Příručky pro české kooperační partnery: podávání žádosti a realizace projektu Příručky obsahující informace o podmínkách poskytování dotace, předkládání projektových žádostí, odpovědnosti kooperačních partnerů, hodnocení a výběru projektů, podmínkách a detailních postupech při realizaci projektu. Regionální subjekty Krajské úřady Libereckého, Ústeckého a Karlovarského kraje. Regionální subjekty zajišťují konzultace a poradenství k projektovým záměrům, přijímají projektové žádosti českých Lead partnerů, zajišťují odborné posouzení a hodnocení odborné kvality českých částí projektových žádostí a obecně poskytují součinnost JS při procesu hodnocení projektových žádostí. Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu Rozhodnutí vydané Národním orgánem všem českým kooperačním partnerům, kteří mají na dotaci ze státního rozpočtu nárok, podílí se na realizaci projektů, jež byly schváleny MV, a kteří v rámci projektové žádosti požádali o dotaci z prostředků státního rozpočtu. Na základě tohoto Rozhodnutí je poskytována dotace ze státního rozpočtu. Rozhodnutí stanovuje základní podmínky a pravidla pro realizaci příslušné části projektu a pro vyplacení dotace. Řídící orgán Orgán státní správy (Saské státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství SMUL) odpovědný za celkovou realizaci Programu. Úkoly zajišťuje dle čl. 125 nař. (EU) č. 1303/2013. Smlouva o poskytnutí dotace Smlouva o poskytnutí dotace představuje právní základ pro poskytnutí dotace na projekt. Jedná se o soukromoprávní smlouvu, která podléhá německému právu. Je uzavřena mezi SAB, zastoupenou JS, a Lead partnerem, jehož projekt byl schválen Monitorovacím výborem. Smlouva o poskytnutí dotace stanovuje základní podmínky a pravidla pro realizaci projektu a pro vyplacení dotace. Soupiska výdajů Jedná se o dokument, který zahrnuje seznam všech účetních dokladů prokazujících, že výdaje byly ve sledovaném monitorovacím období skutečně vynaloženy a uhrazeny, a údaje o těchto dokladech. Soupiska je předkládána vždy s Průběžnou zprávou KP, popř. Závěrečnou zprávou PP. 9
10 V rámci Soupisky výdajů lze žádat o proplacení prostředků průběžně na základě Harmonogramu monitorovacích období, který závazně dohodne každý kooperační partner s příslušným kontrolorem dle čl. 23 po uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace. Proplácení probíhá vůči Lead partnerovi na principu náhrady. Za platbu je odpovědné Platební místo SAB. Lead partner po obdržení platby převede kooperačním partnerům příslušné částky, které jim náleží za jejich část projektu. Soupisku výdajů s poslední žádostí o výplatu dotace v běžném roce je kontrolorovi nutno předložit nejpozději do Společný realizační dokument Dokument, který připravily společně oba partnerské státy, detailně rozpracovává Programový dokument a je určen pro implementaci Programu. Obsahuje zejména detailní informace o prioritních osách, investičních prioritách, příjemcích dotace, pravidlech způsobilosti výdajů a způsobu implementace Programu. Dokument schvaluje saská vláda a je závazný pro kooperační partnery z obou států. Společný sekretariát (JS) Subjekt zajišťující zejména administrativní podporu MV a plnící úkoly dle čl. 23 odst. 2 nař. (EU) č. 1299/2013, kterému je svěřena praktická realizace Programu. Pracuje z pověření a v úzké koordinaci s Řídícím orgánem a dále spolupracuje se všemi dalšími orgány podílejícími se na Programu. Typickými úkoly Společného sekretariátu (ve spolupráci s regionálními subjekty) jsou konzultace projektových záměrů s potenciálními příjemci a jejich podpora, příjem projektových žádostí a jejich registrace. Dalšími úkoly JS jsou celková koordinace a provádění odborné kontroly, hodnocení přeshraničního dopadu projektových žádostí, posuzování změn v projektech, příprava zasedání MV a pracovních skupin včetně zpracování výsledků z těchto zasedání, spolupráce při zpracování ročních a závěrečných prováděcích zpráv, spolupráce na informačních a propagačních opatřeních a podpora subjektů zapojených do implementace Programu, zejména Řídícího orgánu. Společný sekretariát sídlí v Saské rozvojové bance -dotační bance- (SAB) v Drážďanech. Spolufinancování Míra účasti jednotlivých zdrojů financování podílejících se na financování projektu. Ukončení projektu Ukončením projektu se rozumí ukončení realizace projektových aktivit. U žádného výdaje nesmí nastat datum uskutečnění zdanitelného plnění (příp. datum vystavení) později než v termínu ukončení realizace projektu stanoveném ve Smlouvě o poskytnutí dotace, a úhrada výdaje musí být provedena nejpozději do 30 dní od ukončení realizace projektu. Ukončení projektu je uvedeno v projektové žádosti a následně ve Smlouvě o poskytnutí dotace. Výdaje vzniklé před oficiální registrací projektové žádosti a po ukončení projektu nebudou považovány za způsobilé. Výjimkou jsou výdaje na přípravu projektu, které mohou vzniknout i před datem oficiální registrace projektové žádosti, nejdříve však Tyto výdaje nesmí překročit 5 % celkových způsobilých výdajů daného KP uvedených ve Smlouvě 10
11 o poskytnutí dotace. Případné snížení celkových způsobilých výdajů nemá na maximální výši přípravných výdajů vliv. Věcný příspěvek Věcným příspěvkem se rozumí poskytnutí nepeněžitého vkladu do projektu, např. pozemku, stavby, zařízení, materiálu, neplacené dobrovolné práce apod. Zahájení projektu Zahájením projektu se rozumí datum registrace projektové žádosti Společným sekretariátem. Zpráva o průběhu projektu V Programu jsou tři úrovně zpráv vztahující se k monitoringu projektu jedná se o Zprávu o průběhu projektu kooperačního partnera, tzv. Průběžnou zprávu KP na úrovni části projektu daného kooperačního partnera, Závěrečnou zprávu o průběhu projektu projektového partnera tzv. Závěrečnou zprávu PP a Závěrečnou zprávu o průběhu projektu Lead partnera tzv. Závěrečnou zprávu LP. Pro všechny úrovně zpráv existuje jediný standardizovaný formulář. Kooperační partner ve formuláři pouze zaškrtne, o jaký typ zprávy se jedná. Způsobilé výdaje Výdaje vynaložené na stanovený účel a v rámci období stanoveného ve Smlouvě o poskytnutí dotace, které jsou v souladu s příslušnými předpisy EK, pravidly Programu, případně národními pravidly. Obecně způsobilost výdajů končí , doporučujeme však kooperačním partnerům v souvislosti s tímto termínem počítat s dostatečnou časovou rezervou pro vyúčtování výdajů projektu. Žádost o změnu projektu Realizace projektu musí probíhat v souladu s projektovou žádostí a Smlouvou o poskytnutí dotace. Jakékoliv odchylky a změny v projektu je nutné neprodleně hlásit JS. Neohlášení změn může mít za následek zkrácení nebo úplné odebrání dotace. Některé změny vyžadují souhlas příslušného orgánu (JS/MV). Změny hlásí LP prostřednictvím formuláře Oznámení o změně projektu. 11
12 3 PRÁVNÍ NAVÁZÁNÍ PROSTŘEDKŮ 3.1 Smlouva o poskytnutí dotace (Dotační smlouva) SAB, zastoupená JS uzavře po schválení projektu Monitorovacím výborem s Lead partnerem dvojjazyčnou soukromoprávní Smlouvu o poskytnutí dotace (dále Smlouva). Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje zejména základní údaje (přesné označení LP, který je příjemcem dotace; identifikace ostatních projektových partnerů, jejichž práva a povinnosti vyplývají ze Smlouvy o spolupráci; právní předpisy, na jejichž základě je Smlouva o poskytnutí dotace uzavřena), dále výši a účel dotace, plán výdajů a financování projektu, přehled milníků a indikátorů, které je nutno splnit do doby ukončení projektu. Smlouva obsahuje podmínky pro realizaci a dobu realizace projektu, ustanovení týkající se kontroly dle čl. 23 a zadávání zakázek třetím subjektům, práva a povinnosti LP. Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje kromě prostředků EFRR také národní veřejné prostředky německé strany; zmíněny jsou také prostředky české strany, avšak právní nárok na prostředky ze státního rozpočtu ČR nevyplývá ze Smlouvy o poskytnutí dotace, nýbrž z Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SR, které s každým KP jednotlivě vydává MMR. Lead partner má povinnost seznámit důkladně ostatní PP s podmínkami Smlouvy o poskytnutí dotace, protože jejich porušení může vést až k navrácení celé částky poskytnuté dotace. V případě nejasností ohledně podmínek stanovených Smlouvou o poskytnutí dotace doporučujeme kontaktovat pracovníky JS Příprava Smlouvy o poskytnutí dotace Smlouvu o poskytnutí dotace připravuje JS. Připravenou smlouvu, v níž jsou zapracovány případné změny a podmínky stanovené Monitorovacím výborem, postoupí SAB Lead partnerovi k akceptaci (podpisu). Doporučujeme, aby Lead partner Smlouvu o poskytnutí dotace řádně prostudoval a případné změny a podmínky vzal na vědomí. Lead partner akceptuje (podepíše) Smlouvu o poskytnutí dotace ve lhůtě 4 týdnů od obdržení a informuje o této skutečnosti také všechny své projektové partnery Plán ročních plateb Součástí Smlouvy o poskytnutí dotace je závazný Plán ročních plateb pro projekt (dále jen Plán plateb ), který obsahuje plánované roční částky k proplacení za celý projekt. SAB na jejich základě ročně připravuje odhad sumy dotačních prostředků, které si vyžádá od EK. Změny Plánu ročních plateb: Pokud dojde k odchýlení se od plánu ročních plateb, je nezbytné provést změnu plánu ročních plateb. Změnu ročního plánu je možné provést nanejvýš jednou ročně, vždy do Změna se provádí na základě žádosti LP. SAB není povinna tuto změnu uskutečnit. Schválení změny plánu plateb je podmíněno příznivým plněním pravidla n+3 na úrovni Programu. V případě nepříznivého plnění pravidla n+3 nebude změna plánu ročních plateb schválena a o nevyčerpané prostředky naplánované na daný kalendářní rok bude snížena celková částka dotace na projekt. Přesun finančních prostředků mezi ročními platbami nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy o poskytnutí dotace a není pro jeho provedení nutné Smlouvu měnit písemným dodatkem. 12
13 Upozorňujeme všechny KP, aby sestavování Plánu ročních plateb věnovali velkou pozornost a stanovovali roční částky co nejreálněji se zohledněním doby trvání kontroly dle čl. 23, která se trvá přibližně 3 měsíce (viz kap. 5). V případě, že KP zjistí, že nebude možné naplnit Plán ročních plateb, měli by o tom okamžitě prostřednictvím LP informovat JS a dohodnout další postup (např. provedení změny Plánu ročních plateb) Dokumenty, které je třeba dodat JS před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace Všechny projekty U všech nemovitostí, na kterých bude projekt realizován, partner v případě schválení projektu monitorovacím výborem doloží před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace výpisy z katastru nemovitostí, které nebudou v době předložení starší než 3 měsíce. Stavební projekty Čeští KP jsou dále povinni v případě, že v rámci projektu provádí stavební práce a nepředložili tento doklad již s projektovou žádostí předložit oprávnění k provádění stavebních prací a projektovou dokumentaci. Toto prokáže, v závislosti na rozsahu a složitosti stavebních prací, předložením jednoho z následujících dokladů: platné stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci, pokud je pro provedení stavebních prací vyžadováno dle stavebního zákona a nebylo předloženo společně s projektovou žádostí; účinnou veřejnoprávní smlouvu dle 116 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.; oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem dle 117 stavebního zákona s vyznačením vzniku oprávnění provést stavební záměr včetně certifikátu autorizovaného inspektora; platný souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru s vyznačením nabytí právních účinků (dokládá žadatel/partner v případě provedení jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací uvedených v 104 stavebního zákona, čestné prohlášení o tom, že stavební záměr nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu - dokládá žadatel v případě, když v rámci projektu budou provedeny stavební práce, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení dle 103 stavebního zákona. Dále je nutné doložit kompletní dokumentaci, která byla podkladem pro vydání příslušného dokladu-oprávnění k provádění stavebních prací (pokud již nepředložil kompletní dříve) Další přílohy Před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace je třeba dodat další podklady stanovené v podmínkách odborného hodnocení nebo členy MV v případě, že takovéto podklady byly vyžadovány. 13
14 3.1.5 Dokumenty, které je třeba dodat po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace Po uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace dohodne každý KP s příslušným národním kontrolorem závazný Harmonogram monitorovacích období, kde budou na základě individuální dohody každého KP a příslušného kontrolora stanoveny termíny pro předkládání soupisky výdajů s žádostí o proplacení prostředků spolu se zprávou o průběhu projektu. Předkládání soupisky výdajů a zprávy o průběhu projetu probíhá nejvýše čtyřikrát ročně, avšak konkrétní harmonogram je stanoven mezi KP a kontrolorem. Změny v Harmonogramu monitorovacích období, které musí být vždy zdůvodněny, schvaluje s konečnou platností příslušný kontrolor. Zároveň každý KP předloží příslušnému kontrolorovi Přehled realizovaných a předpokládaných zadávacích řízení (ZŘ), ve kterém uvede všechna zadávací a výběrová řízení související s realizací projektu (řízení již realizovaná, probíhající i plánovaná). Pokud příjemce v rámci projektu neplánuje žádná zadávací/výběrová řízení, předkládá kontrolorovi prázdný (podepsaný) formulář Další dokumenty Po podpisu Smlouvy je třeba dodat další podklady stanovené v podmínkách odborného hodnocení nebo členy MV v případě, že takovéto podklady byly vyžadovány. 3.2 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR Dotaci ze SR ČR mohou získat typy subjektů, jejichž přehled je uveden v příloze č. 19 Příručky pro české partnery podávání žádosti. Tato dotace se proplácí v měně EUR a představuje 5 % z celkových způsobilých výdajů při zohlednění příjmů příslušného KP. Pro poskytnutí dotace ze SR ČR se nepodává zvláštní žádost, o tyto dotační prostředky se požádá společně s prostředky EFRR v určeném formuláři projektové žádosti (ke stažení na internetové stránce Pokud je žadatelem organizační složka státu (např. ministerstva a na ně svým rozpočtem napojené organizace jako státní hasiči, státní policie atd.) nebo příspěvková organizace zřízená organizační složkou státu, má nárok pouze na dotaci z EFRR, protože zbývajících 15 % obdrží ze SR ČR prostřednictvím své rozpočtové kapitoly. Po schválení projektů Monitorovacím výborem připraví MMR, jako NO, Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (dále jen Rozhodnutí ministra ), kterým dojde k souhrnnému potvrzení poskytnutí dotace ze SR ČR pro všechny české KP, kteří o ni v projektové žádosti požádali a jejichž projekt byl schválen MV. Následně MMR vydá v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., (Rozpočtová pravidla) v platném znění, Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (dále jen Rozhodnutí SR, viz Příloha č. 1). Toto Rozhodnutí SR bude vydáno jednotlivě pro každého KP, kterému byla schválena dotace ze SR ČR. Rozhodnutí SR je vydáváno v CZK se stanovením závazné částky v EUR a měnového kursu, kterým byla částka z EUR přepočtena na CZK. Rozhodnutí SR bude vydáno po podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace. Kooperačním partnerům bude Rozhodnutí SR distribuováno prostřednictvím kontrolora dle čl. 23. Každý KP po obdržení Rozhodnutí SR vyplní formulář s identifikačními údaji účtu (viz Příloha č. 2), na který mu bude dotace zasílána a vyplněný formulář doručí zpět kontrolorovi dle čl
15 V případě, kdy je českým kooperačním partnerem územně samosprávný celek (tj. kraj, obec, dobrovolný svazek obcí) a další subjekty uvedené v 3 písm. h) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (veřejná výzkumná instituce, veřejná vysoká škola apod.) má povinnost si v souladu s rozpočtovými pravidly pro účely přijímání dotace z EFRR i ze SR zřídit účet u České národní banky (ČNB). V případě, kdy je českým kooperačním partnerem v projektu příspěvková organizace územního samosprávného celku, musí být dotace zasílána na účet (postačí běžný účet) zřizovatele této příspěvkové organizace. V tomto případě tak kooperační partner dokládá formulář s identifikačními údaji k účtu zřizovatele. 15
16 4 REALIZACE PROJEKTU Základem pro realizaci projektu je projektová žádost a ujednání definovaná ve Smlouvě o poskytnutí dotace. Za celkovou realizaci projektu, tj. management projektu a vypracovávání zpráv o průběhu projektu, správu prostředků EU vztahujících se k projektu, řádné využití prostředků v rámci celého projektu atd., nese odpovědnost Lead partner projektu, který projekt realizuje ve spolupráci s projektovými partnery. Realizace projektu musí probíhat v souladu s podmínkami obsaženými ve Smlouvě o poskytnutí dotace a jejích přílohách. Postup realizace je třeba pečlivě dokumentovat a sledovat. Při změnách je potřeba neprodleně informovat JS a případně včas podat žádost k provedení změny, tj. vyplnit a předložit formulář Oznámení o změně projektu. 4.1 Změna projektu Pokud v průběhu realizace projektu dojde ke změně v projektu oproti plánu uvedenému v projektové žádosti, resp. ve Smlouvě o poskytnutí dotace, je nutné, aby o tom PP, který toto zjistí, neprodleně informoval Lead partnera. LP je pak povinen dvojjazyčně písemně ohlásit změnu JS a to ihned, jakmile nutnost provést změnu identifikuje nebo je o ní informován svými projektovými partnery nebo, nelze-li dříve, pak ihned poté, co změna nastane (např. v případě změny názvu některého z partnerů, změny právní formy apod.). Ohlášení změny je oprávněn podat pouze LP, a to prostřednictvím standardizovaného formuláře Oznámení o změně projektu. JS poté rozhodne o závažnosti změny a dalším postupu (např. zda bude nutné upravit Smlouvu o poskytnutí dotace či zda bude potřeba předložit změnu ke schválení Monitorovacímu výboru). U změn českých KP si JS vyžádá písemné stanovisko ke změně od příslušného kontrolora dle čl. 23. V případě změn, ke kterým není příslušný kontrolor kompetentní se vyjadřovat (např. obsahové změny projektu či relevance veřejné podpory v případě změn projektových aktivit), bude kontrolor stanovisko zpracovávat v součinnosti s příslušným krajským úřadem. Skutečnost, že byla podána žádost o změnu, resp. změna oznámena, pak KP uvede také v příslušném formuláři Průběžné/Závěrečné zprávy o průběhu projektu (bod 6 tohoto formuláře) vypracované za monitorovací období, v němž byla podána žádost o změnu, resp. změna oznámena, a změnu stručně popíše a odůvodní. Změny mající vliv na realizaci projektu a jeho finanční řízení doporučujeme českým kooperačním partnerům konzultovat s příslušnou pobočkou Centra jakožto kontrolorem dle čl. 23 ještě před zasláním žádosti o změnu na JS. Této možnosti lze využít ve chvíli, kdy má KP připraven jasný koncept připravované změny. Kontrolor dle čl. 23 tak může příjemci dotace pomoci s hledáním vhodného řešení, poradit mu, co je možné či vhodné apod., avšak v žádném případě pro KP nezpracovává žádost o změnu (ani její návrh), to náleží pouze KP. Zároveň je třeba odlišovat proces konzultace od vydání stanoviska ke změně, které kontrolor dle čl. 23 vydává vždy až na základě podnětu JS po oficiálním podání žádosti o změnu. Změny v projektu jsou rozděleny do několika kategorií podle jejich významu a závažnosti (přičemž pro všechny změny platí, že musí být co nejdříve ohlášeny na JS). Příklady uvedené v kap nepředstavují vyčerpávající výčet možných změn. O způsobu řešení změn dále v textu neuvedených vždy rozhodne JS. 16
17 4.1.1 Zásadní změny projektu, které vyžadují schválení Monitorovacího výboru Mezi změny, jejichž schválení vyžaduje souhlas MV, patří: změny plánu výdajů a plánu financování, které způsobí navýšení prostředků z hlediska celkového projektu o více 10 % celkových způsobilých výdajů nebo o EUR; změny v aktivitách projektu, které zásadně narušují naplňování cílů projektu. V uvedených případech a také v dalších případech, které by znamenaly změnu podmínek, za kterých byl projekt schválen (např. nenaplnění původně splněného kritéria spolupráce, nedostatečný přeshraniční dopad projektu apod.), připraví JS podklady pro rozhodnutí MV, které předloží členům výboru. LP poté bude o rozhodnutí MV informován. Pokud MV odsouhlasí žádost o změnu, JS změní příslušným způsobem Smlouvu o poskytnutí dotace a projekt bude pokračovat. Vzhledem k tomu, že zasedání MV se konají pouze několikrát ročně (zpravidla čtyřikrát), upozorňujeme, že proces schvalování těchto změn je poměrně zdlouhavý Změny projektu, které nevyžadují schválení Monitorovacího výboru Všechny změny projektu, které nevyžadují schválení Monitorovacího výboru, lze rozdělit na dvě skupiny. První skupinou jsou změny, které se týkají Smlouvy o poskytnutí dotace a které vyžadují úpravu této Smlouvy. K těmto změnám je třeba souhlasu JS. Úpravy Smlouvy o poskytnutí dotace provádí SAB zastoupená JS. Druhou skupinou jsou méně závažné změny nevyžadující úpravy Smlouvy o poskytnutí dotace. Tyto změny jsou vždy oznamovány JS, který je bere na vědomí a informuje o nich příslušného kontrolora. Je však nutné, aby v souladu s výše popsaným postupem byl JS Lead partnerem informován i o takovýchto změnách! A. Příklady změn, které vyžadují úpravu Smlouvy o poskytnutí dotace navýšení jedné hlavní rozpočtové kapitoly kooperačního partnera o více než 20 % její původní výše při současné kompenzaci v rámci jiných rozpočtových kapitol; změny indikátorů; změna doby realizace projektu; snížení způsobilých výdajů; snížení dotace z EFRR z důvodu přijetí jiné dotace; změna KP; změna místa realizace projektu nebo územního dopadu projektu; změna v údajích KP uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace ( 1 odst. 1 Smlouvy). V těchto případech JS změnu posoudí a v případě souhlasu se změnou zašle Lead partnerovi návrh na přijetí změny Smlouvy o poskytnutí dotace. 17
18 B. Příklady změn, které nevyžadují úpravu Smlouvy o poskytnutí dotace změny v aktivitách projektu, které nevyžadují změnu plánu výdajů nebo financování, ledaže se jedná o změny v aktivitách projektu, které zásadně ovlivní dosažení cílů projektu (v tomto případě je třeba souhlasu Monitorovacího výboru); změny v údajích kooperačních partnerů neuvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace ( 1 odst. 1 Smlouvy), např. změna kontaktní osoby, kontaktních údajů, statutárních zástupců. V těchto případech bere JS změnu na vědomí a předá informaci o změně příslušnému kontrolorovi dle čl. 23. navýšení jedné hlavní rozpočtové kapitoly kooperačního partnera o méně než 20 % její původní výše při současné kompenzaci v rámci jiných rozpočtových kapitol. V tomto případě bere JS změnu na vědomí a předá informaci o změně příslušnému kontrolorovi dle čl. 23, přičemž způsobilost výdajů v rámci těchto přesunů bude posouzena v rámci kontroly dle čl. 23. V případě změn rozpočtu je třeba dávat pozor na kumulování těchto změn! Tzn. v případě, že proběhne více takovýchto změn a každé jednotlivé navýšení bude nižší než 20 %, avšak v souhrnu tyto změny překročí hranici 20 % kterékoliv z dotčených hlavních kapitol oproti stavu, který je uveden v platném rozpočtu, jenž je součástí Smlouvy o poskytnutí dotace, bude v okamžiku překročení této hranice změna považována za změnu vyžadující úpravu Smlouvy o poskytnutí dotace a bude tedy schvalována postupem určeným pro takovéto změny popsaným výše (bod A) Vliv změny v projektu na Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu V případě, že navrhované změny projektu mají vliv také na Rozhodnutí SR (tzn. mění se některý z údajů uvedených v Rozhodnutí SR), je příslušný KP povinen předložit svému kontrolorovi dle čl. 23 také písemnou žádost o změnu Rozhodnutí SR obsahující minimálně identifikaci příjemce dotace ze SR, název projektu, popis požadované změny a podpis statutárního zástupce. Kontrolor dle čl. 23 změnu posoudí. V případě potřeby si může od daného KP vyžádat dodatečné podklady. Následně se svým stanoviskem předává žádost Národnímu orgánu, který vydá Změnové rozhodnutí SR. V případě, že se jedná o změnu týkající se celého projektu a váže se na ni souhlasné stanovisko JS, Řídícího orgánu nebo Monitorovacího výboru, je NO při rozhodování o změně Rozhodnutí SR stanoviskem tohoto subjektu vázán a nemůže rozhodnout v rozporu s ním. V případě, že má být v důsledku změny projektu zvýšena dotace ze státního rozpočtu ČR, je po schválení tohoto navýšení Monitorovacím výborem nutné před vydáním Změnového rozhodnutí SR nejprve navýšení dotace schválit Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj. 18
19 4.2 Výběr dodavatele, veřejné zakázky Kooperační partneři nejsou povinni veškeré aktivity projektu realizovat sami, ale mohou využít externích dodavatelů. V případě, že část aktivit nebude zabezpečena KP, ale bude realizována na základě jedné nebo více smluv o dodávce zboží, služeb či stavebních prací, musí KP při uzavírání takových smluv postupovat v souladu s národní legislativou, případně dalšími předpisy, které stanovují pravidla pro zadávání veřejných zakázek (viz dále). Hlavním smyslem zadávacích řízení je jednak umožnit rovný přístup všem potenciálním dodavatelům a zejména zajistit hospodárné nakládání s veřejnými prostředky. Z toho důvodu je nutné klást důraz nejen na dodržování procedur, ale i na hospodárnost Postup na české straně programového území Aplikované předpisy a obecné zásady V případě českých kooperačních partnerů je povinnost postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a s ním souvisejícími zákony, vyhláškami a metodickými postupy. V případech, kdy při zadání zakázky není nutné postupovat podle zákona, se musí KP řídit Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období (dále jen Metodický pokyn VZ ), který je Přílohou č. 3. Jedná se o následující situace: rozsah zakázky je nižší než limity stanovené ustanovením 12 odst. 3 zákona, rozsah zakázky je vyšší než limity stanovené ustanovením 12 odst. 3 zákona, ale daný KP není povinen postupovat při zadání zakázky dle zákona. V případě, že v organizaci KP platí vlastní postupy pro zadávání veřejných zakázek, může je KP aplikovat, pokud splňují minimálně požadavky stanovené v zákoně, resp. Metodickém pokynu VZ (v tomto případě doporučujeme předem konzultovat postup s příslušným kontrolorem dle čl. 23 nař. (EU) č. 1303/2013 (dále kontrolor), který bude posuzovat, zda vlastní postupy uplatňované v organizaci KP splňují minimálně požadavky stanovené v zákoně, resp. postupy uvedené v Metodickém pokynu VZ). Upozorňujeme, že zadávací řízení musí být realizována tak, aby umožnila rovný přístup všem potenciálním dodavatelům, zajistila hospodárné nakládání s veřejnými prostředky a vedla k výběru takové nabídky, která respektuje principy hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti tak, jak jsou tyto pojmy vymezeny v 2 zákona č. 320/2001 Sb. (zákon o finanční kontrole) v platném znění 2, a zároveň zásady uváděné v 6 zákona č. 137/2006 Sb. (zákon o veřejných zakázkách) v platném znění 3. Z toho důvodu je nutné klást důraz nejen na dodržování procedur, ale i na zmíněné principy a zásady. Zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a princip hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti se vztahují na všechny veřejné zakázky bez 1 Metodický pokyn je dostupný také na této internetové adrese: EU/ /Metodicke-pokyny/Metodika-rizeni-programu/Metodika-zadavani-zakazek. 2 Zákon definuje princip hospodárnosti jako použití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů; princip efektivnosti jako takové použití veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění a dále princip účelnosti jako takové použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů. 3 Zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace 19
20 ohledu na to, zda jsou postupy pro jejich zadávání upraveny přímo zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách nebo jinými pravidly, a jejich dodržení je předmětem posouzení zadávacích řízení kontrolorem dle čl Hodnotící kritéria Jako hodnotící kritérium pro výběr nabídky by zpravidla měla být, s ohledem na výše uvedenou zásadu hospodárnosti, nabídková cena. V případě použití kritéria ekonomická výhodnost nabídky musí být nabídková cena (případně náklady životního cyklu) jedním z dílčích hodnotících kritérií. V případě zakázky na stavební práce nebo zakázky na dodávky musí činit váha dílčího kritéria nabídková cena (případně náklady životního cyklu) na celkovém ohodnocení kritéria ekonomická výhodnost nabídky minimálně 60 % Posouzení veřejných zakázek4 A. Kontrola před vyhlášením zadávacího řízení U všech zakázek, u kterých bude zadávací řízení vyhlášeno po vydání podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace a jejichž hodnota je Kč bez DPH a vyšší, resp Kč bez DPH a vyšší (platí pro partnery, kteří nejsou veřejným nebo sektorovým zadavatelem dle 2 odst. 2 a 6 zákona v případě, kdy dotace poskytovaná na takovou zakázku není vyšší než 50 %), je partner před vyhlášením zadávacího řízení povinen předložit svému kontrolorovi ke kontrole následující dokumenty (dokumenty stačí předložit v elektronické podobě): zadávací dokumentaci, příp. výzvu (pokud zároveň plní funkci zadávací dokumentace); kalkulaci předpokládané hodnoty veřejné zakázky vč. zdůvodnění této kalkulace (uvedení z jakých údajů a informací partner vycházel při stanovování předpokládaných cen) 5. Kontrolor vydá k uvedeným dokumentům stanovisko do 10 pracovních dní od jejich obdržení. V případě, že dokumentace předložená partnerem není kompletní, nebo kontrolor potřebuje k posouzení předložené dokumentace další doplňující informace, běh této lhůty se pozastavuje. Běh lhůty pokračuje v okamžiku, kdy partner dodá chybějící podklady/požadované informace. Zadávací řízení je možné vyhlásit až po obdržení souhlasného stanoviska kontrolora a partner je povinen při vyhlášení zadávacího řízení použít ty verze dokumentů, které byly posouzeny kontrolorem. 4 Posouzením veřejné zakázky nepřechází odpovědnost za to, že veřejná zakázka bude zadána správně a v souladu s uvedenými zásadami, zákony a dalšími předpisy na kontrolora. Tuto odpovědnost nese vždy zadavatel veřejné zakázky. 5 Kalkulace předpokládané hodnoty veřejné zakázky musí obsahovat rozsah plnění, která jsou předmětem veřejné zakázky a jednotkové ceny. V případě, že je veřejná zakázka složena z více dílčích plnění, musí být kalkulace v této podobě provedena za každé dílčí plnění. Zdůvodnění kalkulace musí být podloženo buď informacemi o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění (kooperační partner může vycházet např. z vlastních zkušeností se zadáním stejné či podobné veřejné zakázky v minulosti nebo z jiných dostupných údajů a informací např. veřejně přístupné údaje na internetu nebo v odborných publikacích) nebo průzkumem trhu s požadovaným plněním. 20
21 B. Před podpisem smlouvy s dodavatelem Zadavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci o zakázce a záznamy (vč. elektronických) o úkonech souvisejících s realizací zakázky. Dokumentací o zakázce se rozumí souhrn všech dokumentů v listinné či elektronické podobě, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popř. po jeho ukončení, vyžaduje zákon (u veřejných zakázek, na které se vztahují ustanovení zákona), resp. postupy stanovené v Metodickém pokynu VZ (u veřejných zakázek, na které se zákon nevztahuje). Informace o výběru vítězné nabídky musí být spolu s dokumenty uvedenými dále v textu předložena kontrolorovi před podpisem smlouvy s dodavatelem. Upozorňujeme, že v případě veřejných zakázek, u kterých je postup zadávání upraven přímo zákonem č. 137/2006 zákon stanovuje lhůtu pro uzavření smlouvy. Zároveň lhůta pro provedení kontroly průběhu zadávacího řízení kontrolorem činí 10 pracovních dní. Z toho důvodu je nutné dokumenty předložit vždy co nejdříve po uzavření jednotlivých procesních kroků stanovených zákonem (tj. po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky dokumenty uvedené níže pod body a) - g) a po vypořádání námitek dokumenty uvedené níže pod bodem h)). Pro účely posouzení správnosti postupu zadavatele při zadávání zakázky budou vyžadovány následující základní dokumenty: text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy zaslané požadovanému počtu potenciálních dodavatelů k podání nabídky a dalších dokumentů vymezujících předmět zakázky (např. zadávací dokumentace, je-li povinnost ji zpracovat) vč. dokladů prokazujících jejich odeslání 6 ; vítěznou nabídku podanou uchazečem na základě oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy zadavatele nebo jiné informace či ceníky, z nichž vyplývá plnění nabízené uchazečem; protokol o otevírání obálek (není vyžadován, pokud jsou informace o otevírání obálek zahrnuty ve zprávě/protokolu o posouzení a hodnocení nabídek) podepsaný členy komise pro otevírání obálek; zpráva/protokol o posouzení a hodnocení podaných nabídek podepsaný členy hodnotící komise, včetně dokladů o jmenování hodnotící komise a prohlášeních o nepodjatosti všech jejich členů; rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky, vč. dokumentů prokazujících jeho odeslání všem dotčeným uchazečům a zájemcům; návrh smlouvy s dodavatelem. Nad rámec těchto dokumentů KP kontrolorovi dále předloží: nabídky, které byly v průběhu zadávacího řízení vyřazeny, pokud k vyřazení nějaké nabídky došlo; písemnou informaci o způsobu vyřešení námitek (odvolání) podaných některými uchazeči, pokud v rámci zadávacího řízení nějaké námitky (odvolání) byly podány. 6 Kooperační partner v rámci zadávací dokumentace mimo jiné stanoví (a) fakturační podmínky tak, aby byla jednoznačně patrná souvislost jednotlivých faktur s projektem a (b) v případě, kdy KP nezajistí adekvátní publicitu vlastními silami i povinnost vybraného dodavatele zajistit projektu dostatečnou publicitu dle náležitostí uvedených v dokumentu Publicita a informovat veřejnost vhodným způsobem o tom, že projekt je spolufinancován z prostředků EU. 21
22 Kontrolor posoudí dokumenty ve lhůtě 10 pracovních dní. V případě, že dokumentace předložená KP není kompletní, nebo kontrolor potřebuje k posouzení předložené dokumentace další doplňující informace, běh této lhůty se pozastavuje. Běh lhůty pokračuje v okamžiku, kdy KP dodá chybějící podklady / požadované informace. Kooperační partner může uzavřít smlouvu s dodavatelem až poté, co obdrží souhlasné stanovisko kontrolora k průběhu zadávacího řízení. C. Po podpisu smlouvy s dodavatelem Po podpisu smlouvy s dodavatelem, nejpozději však při předložení nejblíže následující soupisky dokladů, předloží KP svému kontrolorovi k posouzení následující dokumenty: Uzavřenou smlouvu s vybraným dodavatelem, vč. případných dodatků k ní; text oznámení o výsledku zadávacího řízení zaslaný všem uchazečům, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek, vč. dokladů prokazujících jejich odeslání. Kontrolor si může vyžádat další dokumenty nezbytné pro provedení kontroly zadávacího řízení. Výše uvedené se netýká případů, kdy došlo k přímému nákupu bez zadávacího řízení (v případě, že to pravidla umožňují). V tomto případě budou kontrolovány pouze účetní doklady se zakázkou související. 4.3 Sdílené výdaje Sdílené výdaje, resp. podílové financování výdajů partnery vzniká např. tehdy, kdy jeden z KP zajišťuje určitou společnou aktivitu (např. konferenci, internetové stránky, řízení projektu, dodávku služeb, zboží nebo prací apod.), která je nebo bude užívána dalšími kooperačními partnery, nebo kdy je účelné, aby jeden z KP jednal i za ostatní partnery. V takovém případě nastává situace, kdy jsou účetní doklady z výše uvedené aktivity vystaveny v poměrné (mezi partnery dohodnuté) výši na každého z KP a jednotliví KP pak provedou jednotlivě úhradu dodavateli plnění, přičemž účetní doklad zůstává v účetnictví každého partnera. V Programu není přípustné, aby byl jeden z KP projektu zároveň jeho dodavatelem. Současně není možné fakturovat výdaje mezi jednotlivými KP. Postup: KP, který zadal plnění (tj. vystavil objednávku, realizoval zakázku apod.) předkládá ke kontrole svému kontrolorovi dle čl. 23 dokumentaci spojenou s tímto plněním (objednávku, smlouvu o dílo apod. a účetní doklad připadající na úhradu jeho podílu celkových výdajů aktivity). Z předkládaných dokumentů (např. objednávky, smlouvy o dílo) musí být zřejmé, jakou část každý z podílejících se partnerů uhradí. Dokumenty předkládá KP ke kontrole v rámci Dílčí soupisky, kterou předkládá za určité monitorovací období, na které jednoznačně označí sdílené výdaje. Kontrolor dle čl. 23 provede kontrolu nárokovaných výdajů KP a zároveň vystaví Potvrzení o zadání plnění dle platných národních pravidel partnera, který plnění zadal. Toto Potvrzení o zadání plnění dle platných národních pravidel předá Kontrolor dle čl. 23 bez zbytečného 22
23 odkladu kontrolorovi kooperujících partnerů. Tento doklad bude sloužit Kontrolorovi dle čl. 23 jako podklad pro uznání výdajů (podílu výdajů nárokovaných z plnění) KP. Pokud Kontrolor dle čl. 23 shledá nedostatky v procesu zadání plnění, uvede toto pochybení do dokumentu Potvrzení o zadání plnění dle platných národních pravidel a zároveň vyčíslí procentní krácení nárokovaných výdajů z tohoto plnění. Toto procentní krácení následně zohlední Kontrolor dle čl. 23 partnera při kontrole výdajů souvisejících s tímto plněním. 4.4 Účetnictví a povinnost archivace účetních dokladů KP vedou účetnictví v souladu s národní legislativou upravující účetnictví. V případě českých KP v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů v platném znění. Veškeré účetnictví spojené s realizací projektu 7 musí být (nejpozději od data registrace projektu) v účetnictví každého českého KP vedeno odděleně od ostatního účetnictví (tj. je nutné vést pro projekt oddělenou analytickou evidenci). Kopie účetních dokladů týkajících se projektu musí být vedeny v samostatné složce 8. Každý KP je povinen z účetnictví poskytnout všem kontrolním orgánům požadované údaje související s projektem a to nejpozději od data registrace projektu. V případě, že některý český KP není povinen vést účetnictví, povede pro projekt v souladu s národní legislativou tzv. daňovou evidenci rozšířenou tak, aby: - veškeré příslušné doklady vztahující se k projektu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu národní legislativy upravující účetnictví; - předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zajišťujícím trvanlivost údajů; - uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k příslušnému projektu, ke kterému se vážou, tzn., že na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, ke kterému projektu se vztahují. KP jsou povinni uschovat (archivovat) originální doklady, tzn. všechny účetní doklady, doklady o zaplacení a všechny ostatní podklady a smlouvy související s dotací, po ukončení projektu nejméně do 31. prosince 2030, pokud z daňových či dalších národních, případně evropských předpisů nevyplývá delší archivační povinnost. Během lhůty pro archivaci dokladů jsou tyto originální doklady uchovávány u LP, ledaže by to nebylo možné z důvodu národní legislativy (v těchto případech budou originální doklady uchovávány u PP a LP o této skutečnosti informuje SAB). Povinností LP je zajistit, aby byly originální doklady na výzvu k dispozici. 7 Dále uvedené povinnosti se nevztahují na výdaje vykazované paušální sazbou. 8 V případě vyzvání příslušných orgánů musí být příslušný kooperační partner schopen doložit originály účetních dokladů. 23
24 Zkrácení výše uvedené archivační lhůty není přípustné. Po uplynutí lhůty pro archivaci dokladů je možno na žádost LP skartovat originální doklady pouze se souhlasem dotačního subjektu. Archivace dokumentace a zodpovědnost za její vedení podléhá kontrolám prováděným orgány zapojenými do implementace Programu (např. NO, ŘO, kontrolor dle čl. 23, Auditní orgán, CO) i dalšími kontrolními orgány (např. EK). Porušení výše uvedených pravidel může mít za následek nevyplacení finančních prostředků, resp. požadavek na vrácení již poskytnutých finančních prostředků. 4.5 Účty projektu LP je povinen pro účely přijímání dotace z EFRR a převodu příslušných částí dotace svým PP vést bankovní účet v měně EUR. Tento účet nemusí výhradně sloužit pouze pro účely projektu, tzn. pokud již účet v měně EUR vlastní, nemusí zakládat nový. Účet může být veden u kterékoliv banky. Pro účely přijímání dotace ze SR může český KP využít jakýkoliv bankovní účet. V případě, kdy je českým kooperačním partnerem územně samosprávný celek (tj. kraj, obec, dobrovolný svazek obcí) a další subjekty uvedené v 3 písm. h) zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (veřejná výzkumná instituce, veřejná vysoká škola apod.) má povinnost si v souladu s rozpočtovými pravidly pro účely přijímání dotace ze SR zřídit účet u České národní banky (ČNB). V případě, kdy je českým kooperačním partnerem příspěvková organizace územního samosprávného celku, musí se jednat o bankovní účet zřizovatele této příspěvkové organizace. Pro účely úhrady výdajů projektu mohou KP využít rovněž jakýkoliv bankovní účet. 4.6 Udržitelnost projektu (lhůta účelového vázání prostředků) Udržitelnost projektu je jedním z požadavků EK a je důležitým aspektem již ve fází přípravy projektu. U projektů, jejichž výsledky mají dlouhodobý charakter, musí partneři zajistit, že efekty projektu budou udrženy (tj. bude zachován účel dotace stanovený ve Smlouvě o poskytnutí dotace) minimálně po dobu pěti let od provedení závěrečné platby prostředků Lead partnerovi. Projekty, které mají dlouhodobý charakter, jsou: všechny investiční projekty (tj. projekty obsahující investice do infrastruktury); a dále neinvestiční projekty, pokud to vyžaduje jejich povaha, tzn. projekty, u kterých je dotace schválena za tím účelem, aby i po jejich skončení byly výstupy projektu dále využívány v souladu s cíli projektu (jedná se např. o vytvoření webových stránek propagujících určitý region nebo databáze informující o příležitostech spolupráce v určité oblasti, kde cílem není samotné vytvoření stránek či databáze, ale to, aby poskytovaly aktuální informace potenciálním zájemcům. Přestože se v řadě případů jedná o výstup nehmotné povahy, který často nebude mít ani charakter investice, je nutné, aby byl provoz stránek nebo databáze a jejich aktuálnost udržována po dobu 5 24
25 let od ukončení projektu.) 9 U těchto projektů relevanci udržitelnosti určí Společný sekretariát nebo příslušný krajský úřad. Pokud je cílem projektu vytvoření pracovních míst, tato pracovní místa musí být také udržena minimálně po dobu 5 let od provedení závěrečné platby prostředků na projekt. Pokud se projektu týká podmínka udržitelnosti, majetek podpořený z Programu musí během této doby zůstat ve vlastnictví toho kooperačního partnera, jemuž byl dotyčný výdaj proplacen. Přenesení nebo převedení vlastnictví podpořeného majetku či podpořeného projektu je možné ve výjimečných případech po dohodě s Řídícím nebo Národním orgánem, pokud bude nadále zajištěn účel podpořený poskytnutou dotací. Tento majetek musí být řádně veden v účetnictví příslušného partnera projektu a z důvodu udržitelnosti doporučujeme tento majetek pojistit v případě, kdy na výstup projektu lze sjednat adekvátní pojištění, které je standardní nabídkou pojišťoven. Zda se na konkrétní projekt vztahuje/nevztahuje lhůta účelového vázání, případně jak dlouhá lhůta je stanovena, je uvedeno ve Smlouvě o poskytnutí dotace ( 2a). V případě, že výsledky projektu nebudou udrženy po minimální požadovanou dobu, i když se tato povinnost na projekt vztahuje, bude toto považováno za porušení povinností a bude se postupovat dle platných ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace a Rozhodnutí SR. Za dodržování lhůty účelového vázání prostředků zodpovídá Lead partner. Kontrola dodržování výše uvedených požadavků probíhá v rámci kontroly udržitelnosti. 4.7 Publicita Poskytnutí dotace z EFRR musí být dostatečně prezentováno a zviditelněno, pravidla pro propagaci projektů financovaných v rámci Programu jsou upravena v čl. 115 nař. (EU) č. 1303/2013 a přílohou č. XII tohoto nařízení. Problematikou publicity dále upravuje kapitola II Prováděcího nařízení (EU) č. 821/2014 a příloha č. II tohoto nařízení. Na programové úrovni upravuje pravidla publicity Příručka k informačním a komunikačním předpisům dostupná na webových stránkách Programu v sekci Příručky. Publicitní činnosti jsou prováděny všemi kooperačními partnery. Lead partner však zajišťuje celkovou koordinaci publicity pro projekt na obou stranách hranice. Pokud projekt obdrží dotaci z EFRR, zajistí kooperační partneři, aby byly veřejnost i subjekty účastnící se projektu o této dotaci informovány vhodnými informačními opatřeními. Kooperační partner za tímto účelem jasně uvede, že realizovaný projekt byl podpořen v rámci Programu, který je spolufinancován z EFRR. V případě, že má kooperační partner vlastní internetovou stránku, zveřejní na ní stručný popis projektu úměrný míře podpory, včetně jeho cílů a výsledků a zdůrazní, že je daný projekt financován z prostředků EU Náležitosti publicity Veškerá informační a propagační opatření musejí obsahovat náležitosti, které jsou uvedeny v příloze č. XII nař. (EU) č. 1303/2013: 9 Obecně lze konstatovat, že sledovat udržitelnost u neinvestičních projektů má smysl jen v těch případech, kdy je z popisu projektu zřejmé, že se nejedná o jednorázovou akci. 25
26 1. logo Evropské unie v souladu s grafickými normami stanovenými v příloze II Prováděcího nařízení (EU) č. 821/2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení (EU) č. 1303/2013 a odkaz 10 na Evropskou unii; 2. odkaz na EFRR ve znění Evropský fond pro regionální rozvoj ; Všechna potřebná loga jsou k dispozici ke stažení na stránkách Programu pod záložkou Loga. Pokud na těchto stránkách nebude k dispozici požadovaný formát loga, je možné obrátit se s požadavkem konkrétního formátu přímo na JS. Použití loga Evropské unie Všichni příjemci dotačních prostředků (všichni kooperační partneři, pokud získali z projektu dotaci) jsou povinni uvést finanční spoluúčast Evropské unie na svém podporovaném projektu. Tato povinnost se vztahuje na všechny uveřejněné materiály, prezentace, internetové stránky nebo publikace, jež mají souvislost s podporovaným projektem. V případě tištěných materiálů je nutné uvést vždy zobrazení znaku Evropské unie s odkazem na Evropský fond pro regionální rozvoj. Zobrazení je ve všech případech barevné s výjimkou černobílých tištěných médií, ve kterých je přípustné černobílé provedení. V rámci Programu je možné použít tato dvoujazyčná provedení: Pokud jde o malé propagační předměty 11, nemusí být z důvodu čitelnosti a přehlednosti uváděn odkaz na Evropský fond pro regionální rozvoj. Pro malé propagační předměty je postačující použití následujícího loga: Je třeba věnovat pozornost také barevnému provedení propagačních opatření. Použitá loga mají přesné barevné náležitosti. Je nutné brát také v potaz, zdali budou výstupy tištěny barevně nebo černobíle. Předepsané barvy a grafické normy jsou uvedené v příloze č. II 10 Pod tímto pojmem je myšlena povinnost používat na veškerých informačních a propagačních opatřeních spolu se symbolem EU (tzn. s vlajkou) také dvojslovný výraz "Evropská unie" (zkratka EU není postačující). Tudíž všude, včetně malých propagačních předmětů, musí být uveden symbol EU (vlajka) spolu se slovy Evropská unie. 11 Přesná definice malých propagačních předmětů neexistuje. Obecně však platí, že všechny povinné údaje jsou na daný předmět vytisknuty/uvedeny tehdy, pokud to lze provést tak, aby text byl čitelný, přehledný, srozumitelný. 26
27 Prováděcího nařízení (EU) č. 821/2014 nebo také v Příručce k informačním a komunikačním předpisům dostupné na stránkách 12 Programu. Použití loga Programu Pokud je to možné, doporučuje NO všem kooperačním partnerům při plnění informačních a publikačních povinností používat vždy také logo Programu, a to v barevném, v odůvodněných případech i černobílém provedení: Logo Programu se užívá i s podtitulkem, který tvoří slogan Programu Ahoj sousede. Hallo Nachbar. a označení současného programového období INTERREG V A / Výjimkou jsou malé propagační předměty, u nichž lze použít logo Programu bez podtitulku. Umístění log Pro umístění log a jejich vzájemné kombinování při naplňování informačních a komunikačních předpisů platí následující pravidla: logo EU musí být umístěno na dobře viditelném místě, aby byl naplněn cíl informovat o zdroji financování projektu; v případě, že jsou logo EU, odkaz na EU a EFRR uvedeny na internetové stránce, musí být: o barevné provedení loga EU s odkazem na EFRR a podle technických možností také logo Programu viditelné při otevření internetové stránky, aniž by byl uživatel nucen přesunout se na spodní část této stránky; o odkaz na EFRR viditelný na stejné internetové stránce při kombinaci log musí být logo EU minimálně stejně veliké, měřeno na výšku nebo šířku jako největší z těchto dalších použitých log (např. logo Programu či ostatních subjektů; v případě tištěných médií (např. publikace, letáky apod. musí být loga vyobrazena na vnější obálce. Na plakátech, prezenčních listinách, osvědčeních apod. musí být loga umístěna na první straně; v textech pro informační a komunikační opatření k danému projektu se vypíše označení "Evropská unie"; účastníky projektu je nutno o podpoře Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj informovat. Odpovídající odkaz je nutno umístit i na potvrzení a osvědčení o účasti;

References: čl. 23
 čl. 23
 čl. 23
 čl. 2
 čl. 125
 čl. 23
 čl. 23
 čl. 23
 čl. 23
 zákona č. 183
 čl. 23
 zákona č. 218
 čl. 23
 čl. 23
 čl. 23
 čl. 23
 čl. 23
 čl. 23
 čl. 23
 čl. 23
 čl. 23
 čl. 23
 zákona č. 320
 zákona č. 137
 čl. 23
 čl. 23
 čl. 23
 čl. 23
 čl. 23
 čl. 23
 čl. 23
 zákona č.218
 čl. 115