Source: https://www.scribd.com/doc/131866582/Anexos-de-Formatos
Timestamp: 2016-10-01 07:28:24+00:00

Document:
Anexos de Formatos
BrowseBrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksComicsSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicANEXO DE FORMATOSI FORMATOS A SER UTILIZADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Nº F1.1 F1.2 F2 F3 F4 F5 F6.1 F6.2 F6.3 F7 F8 F9.1 F9.2 F9.3 F9.4 F9.5 F9.6 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F-17 F-18 F-19 F-20 F-21
DESCRIPCIÓN Listado de Insumos a Adquirir al Inicio de la Obra Acta de Entrega de Terreno Registro de Asistencia de Personal Informe de Movimientos de Personal, Durante la Ejecución de la Obra Cuadro de Movmiento Diario de Almacén por Insumo por Mes Resumen General del Movimiento de Almacén Resumen de Maquinaria Contratada/Propia Mensual Maquinaria Alquilada/Propia Horas Trabjadas Consumo de Combustibles, Lubricantes, Repuestos y Otros Hoja de Tareo de Personal Valorización Desagregada Acumulada Ejecución Analítica Presupuestal por Específica del Gasto Ejecución Analítica Presupuestal Mensual con Costo Dircto y Gastos Generales Resumen de Ejecución Analítica Presupuestal Mensual Resumen Acumulado de Ejecución Analítica Presupuestal Resumen de Ejecución Analítica Presupuestal Acumulada Real Resumen de Ejecución Analítica Presupuestal Acumulado Real Informe Mensual del Residente Acta Valorizada de materiales Sobrantes Informe de Observaciones durante la visita de inicio de obra Informe de Conformidad para el Inicio de Obra Informe de Inicio de Obra Informe de Supervisión Regular Informe Mensual Informe de Comunicación Rápida Acta de Terminación de Obra Memoria Descriptiva Valorizada Informe de Liquidación Informe de Liquidación
II. MODELOS DE INFORMES A SER PRESENTADOS DURANTE LA LIQUIDACIÓN
Nº I-1 I-2 I-3 I-4
DESCRIPCIÓN Formato de Informe Final de Desarrollo Físico y Financiero del Residente Informe del Inspector Informe del Jefe de la Oficina de Supervisión y Monitoreo Informe de Conformidad del encargado de la liquidación
III. FORMATOS A SER USADOS EN LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA
Nº LT-1 LT-2 LT-3 LT-4 LT-5 LT-6 LT-7 LT-8 LT-9 DESCRIPCIÓN Metrados Realmente Ejecutados Resumen de Valorizaciones Mensuales de Avance de Obra Reajustados Calculo del factor de Reajuste K Mensuales Calculo de Reintegros Resumen Costo Total Valorizado de Obra Cronograma Real de Adquisición de Materiales Calendario de Avance de Obra Reprogramado Resumen de Valorizaciones de Obra y Adicionales por Meses Análisis de Bienes y Servicios del Costo Directo
IV. FORMATOS A SER USADOS EN LA LIQUIDACIÓN FINANCIERA
Nº LF-1 LF-2 LF-3 LF-4 LF-5 LF-6 LF-7 LF-8 LF-9 LF-10 LF-11 LF-12 LF-13 LF-14 LF-15 LF-16
DESCRIPCIÓN Resumen de Ejecución Analítica Presupuestal Mensual y Acumulada Total por Naturaleza del Gasto Resumen de Ejecución Analítica Presupuestal Mensual y Acumulada Total por Rubros Resumen del Movimiento Financiero(Obra por Encargo) Análisis detallado de documentos por específica de gasto Resumen de Ejecución Financiera Inventario de Bienes Sobrantes Relación de Activos Fijos Ingresos de Almacén(Central/Periféricos) Bienes de Otros Almacenes Salidas de Almacén por Todo concepto Compra de Combustibles y Lubricantes Salidas de Combustibles y Lubricantes Verificaciones Costo Total Real de la Obra/Acción Verificación de Bienes y Servicios Requeridos Versus Utilizados Balance del Costo Total Valorizado Versus el Costo Total Real de la Obra
F-1.1 LISTADO DE INSUMOS A ADQUIRIR AL INICIO DE LA OBRA/ACCIÓN
Proyecto Meta Obra Residente Inspector Fecha
INSUMO UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL TOTAL
COSTOS INDIRECTOS(DETALLADO)
TOTAL S/, CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO
Nº INSUMO UNIDAD CANTIDAD MES1 MES2 MESn
GASTOS GENERALES - CI
____________________________________ Ing . Residente
Nombre: Nº Doc. Identidad: Nº Reg. Prof.:
Km/Progresiva...................................................................................
....................................................................., provincia de ..................., departamento ................................, siendo las ................ horas del día ............ del mes de ................................. del año 200......, los representantes de la comunidad, autoridades y funcionarios del PET, se encuentran reunidos en el lugar donde se ejecutará la Obra denominada ........................................................................................ .Contando con la asistencia de los abajo firmantes, se procedió a la “Entrega de Terreno” al Proyecto Especial Tacna “Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna”, siendo recepcionado el terreno por el Ing. Residente:................................................................................
El área donde se ubica el terreno tiene las siguientes características: (describir señalando dimensiones y propiedades colindantes) ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... .................. Asimismo, se verificó que el terreno es compatible con los alcances del Expediente Técnico, que corresponde a los datos señalados en el plano de ubicación y en los demás planos del Expediente Técnico, y que se encuentra disponible y libre de reclamos por parte de terceros. En señal de conformidad con los términos de la presente Acta, se procederá a suscribirla.
Prof.F2 REGISTRO DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Nombre del Proyecto: Residente: Inspector: Fecha : Hora de ingreso Hora de salida
Nombre: Nº Reg.:
del mes ....
Nombre del Proyecto: Nombre de Responsable Técnico: Nº
INFORME DE INGRESO DE PERSONAL:
INFORME DE DE SALIDAS DE PERSONAL
Este documento debera ser presentado impreso y no sera aceptado si presenta enmendaduras ______________________________________
Nombre: Nº Reg.F3 INFORME DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
INGRESOS.. SALIDAS Y REEMPLAZOS
Correspondiente al día.:
________________________ Ing. Residente de Obra
__________________________________ Asistente de Residencia
.RESUMEN MENSUAL DE MOVIMIENTO VALORIZADO DE ALMACEN CONSOLIDADO (PERIFÉRICO/CENTRAL/OTROS) COSTO DIRECTO / GASTOS GENERALES PROYECTO ACTIVIDAD ALMACEN MES
: : : : CONSUMO (EGRESO)
PRECIO UNITARIO COSTO DIRECTO Cantidad Parcial GASTOS GENERALES Cantidad Parcial CONSUMO TOTAL
RESUMEN MENSUAL DE MOVIMIENTO VALORIZADO DE ALMACEN CENTRAL COSTO DIRECTO / GASTOS GENERALES PROYECTO ACTIVIDAD ALMACEN MES Nº
DESCRIPCIÓN(OC/PECOSA) UND.
.F-4.
________________________ Ing.3
RESUMEN MENSUAL DE MOVIMIENTO VALORIZADO DE ALMACEN PERIFÉRICO COSTO DIRECTO / GASTOS GENERALES PROYECTO ACTIVIDAD ALMACEN MES Nº
RESUMEN MENSUAL DE MOVIMIENTO VALORIZADO DE OTROS ALMACENES COSTO DIRECTO / GASTOS GENERALES PROYECTO ACTIVIDAD ALMACEN MES Nº
DESCRIPCIÓN(NEA/PECOSA) UND.
________________________ Ing.F-4.
__________________________________ Responsable de Almacén
.UNIT. SALDO ANTERIOR
MOVIMIENTO DEL MES ENTRADA SALIDA
RESUMEN GENERAL DE MOVIMIENTO DE ALMACÉN CONSOLIDADO (CENTRAL/PERIFÉRICO/OTROS) PROYECTO COMPONENTE OBRA/META MES/AÑO Nº
CODIGO ANALÍTICO
DESCRIPCION UND.F-5.
UNIT.F-5. Residente de Obra
RESUMEN GENERAL DE MOVIMIENTO DE ALMACÉN CENTRAL PROYECTO COMPONENTE OBRA/META MES/AÑO Nº
DESCRIPCION(PECOSA/NR) UND. SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES ENTRADA SALIDA SALDO ACTUAL
________________________ Ing.
. SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES ENTRADA SALIDA SALDO ACTUAL
P.F-5.UNIT.3
RESUMEN GENERAL DE MOVIMIENTO DE ALMACÉN PERIFÉRICO PROYECTO COMPONENTE OBRA/META MES/AÑO Nº
DESCRIPCION(PECOSA/NR) UND.
F-5. Residente de Obra
RESUMEN GENERAL DEL MOVIMIENTO DE OTROS ALMACENES PROYECTO COMPONENTE OBRA/META MES/AÑO Nº
DESCRIPCION(NEA/PECOSA/NR) UND.UNIT. SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES ENTRADA SALIDA SALDO ACTUAL
RESUMEN DE MAQUINARIA CONTRATADA / PROPIA MENSUAL
PROYECTO COMPONENTE OBRA/META MES/AÑO : : : : HORAS TRABAJADAS Acumulado Acumulado PRECIO ALQUILER
TOTALES ________________________ __________________________________
COSTO TOTAL ALQUILER
.MAQUINARIA ALQUILADA / PROPIA
PROYECTO OBRA / META PROVEEDOR MES / AÑO : : : : MAQUINARIA : POTENCIA CAPACIDAD : : COMPONENTE :
PLACA O MOTOR:
NUMERO HORAS TRABAJADAS PARTE Acumulado Mes Acumulado
T O T A L HORAS TRABAJADAS
PRECIO DE ALQUILER EN HORARIO (Depreciación horaria) (S/.
G 84.CONSUMO DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES REPUESTOS Y OTROS DE MAQUINARIA ALQUILADA/PROPIA MENSUAL
PROYECTO COMPONENTE OBRA/META MES/AÑO DIA Glns. P.G 95 ) P. Unit. Unit. Unit. Unit. MAQUINARIA : CAPACIDAD : PLACA O MOTOR: PROVEEDOR : ALMACEN : OTROS P. Parcial COSTO TOTAL (S/. Parcial LUBRICANTE Glns. : : : : COMBUSTIBLE (P D2.)
________________________ Ing. REPUESTOS P. Residente de Obra
__________________________________ Responsable de Contro Presupuestal
. Parcial Glns. Parcial Glns.
_________________________________________ Responsable del Control Presupuestal
.RELACION DE PERSONAL MENSUAL Y TOTAL ACUMULADO EMPLEADO POR CATEGORIAS
PROYECTO COMPONENTE OBRA / META MONTO VALOR REFERENCIAL ASIGNACION PRESUPUESTAL
Nº NOMBRES Y APELLIDOS CARGO
EJECUCION PRESUPUESTAL DIRECTA FUENTE : MES/AÑO :
HOMBRES DIA
I PROFESIONALES
III OBREROS CONSTRUCCIÓN
P = PERMISO (PROBLEMAS FAMILIARES) F = FALTA X = ASISTENCIA D = DESCANZO EM = EQUIPO MECANICO
_____________________________ ING.
) : Mes: Plazo de Ejecución: Fecha de Inicio: Fecha de termino:
Monto de Valorización Total Monto de Valorización Total
Ubicación del Proyecto: Departamento: Provincia: Distrito:
COSTO DIRECTO TOTAL COSTO INDIRECTO TOTAL COSTO TOTAL
S/.F8 VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA MES _____________
VALORIZACIÓN Nº Nombre del Proyecto: Costo del Proyecto (S/. Prof. S/. Residente
Nombre: Nº Doc.
% AVANCE FÍSICO EJECUTADO % AVANCE FÍSICO PROGRAMADO
Ing. Identidad: Nº Reg. S/.:
COMPROB DE PAGO Nº
_________________________________________ ING.EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL POR ESPECIFICA DEL GASTO
PROYECTO COMPONENTE OBRA / META MONTO VALOR REFERENCIAL ASIGNACION PRESUPUESTAL : : : : : DOCUMENTO Tipo Nro.00
0. ANALIT ICO 10 11 24 29 EJECUCION PRESUPUESTAL DIRECTA FUENTE(S) :
MES/AÑO : DEL 52 GAST O 54 58 65
EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTA L
NRO.00
0. ORD. RESIDENTE DE OBRA
Responsable del Control Presupuestal
CODIGO ANALITICO
Materiales e Insumos (2)
Equipos y Maquinaria (3)
0.EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL MENSUAL CON COSTO DIRECTO Y GASTOS GENERALES PROYECTO COMPONENTE OBRA / META MONTO VALOR REFERENCIAL ASIGNACION PRESUPUESTAL : : : : : EJECUCION PRESUPUESTAL DIRECTA FUENTE(s) :
MES/AÑO : NAT URALEZA DEL GAST O Costo Directo (4)= (1)+(2)+(3) Gastos Generales (5) TOTAL EJECUCION ANALITICA (6)= (4)+(5)
DESCRIPCION DOCUMENTO
DOCUMENTO Tipo Nro.00
.Depreciación de Maquinaria Propia 3.. RESIDENTE DE OBRA
.TOTAL DEL MES 2.Transferencia de Materiales de Otras Obras TOTAL REAL DEL MES (1)+(2)+(3)+(4)
ING..RESUMEN DE EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL MENSUAL PROYECTO COMPONENTE OBRA / META MONTO VALOR REFERENCIAL ASIGNACION PRESUPUESTAL : : : : : EJECUCION PRESUPUESTAL DIRECTA FUENTE(s) :
MES/AÑO : EJECUCION ANALITICA MENSUAL
EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL
Costo Directo (4)= (1)+(2)+(3)
Gastos Generales (5)
(6) = (4)+(5)
RESUMEN ACUMULADO DE EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL
PROYECTO COMPONENTE OBRA / META MONTO VALOR REFERENCIAL ASIGNACION PRESUPUESTAL CODIGO ANALITICO DESCRIPCION
: : : : : PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO AUTORIZADO ACUMULADO ANTERIOR MES
EJECUCION PRESUPUESTAL DIRECTA FUENTE(s) :
MES/AÑO : ACUMULADO ACTUAL AVANCE %
Transferencia de Materiales de Otras Obras 4.. anterior
ING.Transferencia de Materiales Ejercic.RESUMEN DE EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL ACUMULADA REAL PROYECTO COMPONENTE OBRA / META MONTO VALOR REFERENCIAL ASIGNACION PRESUPUESTAL : : : : : EJECUCION PRESUPUESTAL DIRECTA FUENTE(s) :
MES/AÑO : NATURALEZA DEL GASTO Costo Directo (4)= (1)+(2)+(3) Gastos Generales (5) TOTAL EJECUCION ANALITICA (6)= (4)+(5)
AVANCE REAL (%)
1.Depreciación de Maquinaria Propia 3. Pptal... RESIDENTE DE OBRA
.TOTAL 2..
Transferencia de Materiales de Otras Obras 4. RESIDENTE DE OBRA
...Transferencia de Materiales Ejerc. Presupuestal anterior TOTALES REALES (1)+(2)+(3)+(4) _________________________________________ Responsable del Control Presupuestal
ING.RESUMEN DE EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL ACUMULADO REAL
PROYECTO COMPONENTE OBRA / META MONTO VALOR REFERENCIAL ASIGNACION PRESUPUESTAL CODIGO : : : : : PRESUPUESTO ACUMULADO REAL EJECUCION PRESUPUESTAL DIRECTA FUENTE(s) :
MES/AÑO : MES ACUMULADO AVANCE
1.T O T A L E S 2.Depreciación de Maquinaria Pesada 3...
Reprog. Aprob.1 Partidas Ejecutdas Durante el Periodo Ítem Partidas Und Metrado
(Modificación del proyecto.Designac. ampliación presupuestal. deductivos. Ubicación Región : Departamento : Dirección/Ubicación: Componente Meta Fecha de Término Presupuesto PIM Res.Plan Trabajo Res. Ejecución de Obra 2.INFORME MENSUAL DEL RESIDENTE Nº ________ MES ___________________
Proyecto Plazo de Ejecución Fecha de Inicio Presupuesto PIA Res.Residente I.Plan Trabajo
II. otros)
indicando. indicando. cual es la partida que se esta ejecuitando y la actividad
Fecha de fotografía: Describir la fotografía. indicando. cual es la partida que se esta ejecuitando y la actividad
Fecha de fotografía: Describir la fotografía.III. cual es la partida que se esta ejecuitando y la actividad
.1 Secuencia Fotografica
Fecha de fotografía: Describir la fotografía. Documentación 3.
Fecha de fotografía: Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta ejecuitando y la actividad
3.2 Cuaderno de Ocurrencias Copias a remitir al inspector(desde la primera copia del Cuaderno de Ocurrencias, correspondiente al período del Informe, hasta el asiento donde se resume el metrado de partidas valorizadas en el mes) Del Folio: Al Folio :
IV. Avance Financiero con Respecto a la Programación
Meta Presupuestal
Asig.Pptal Monto
Saldo Monto %
Prog. Total CD GG Ejec. Total CD GG
V. Avance Físico Según Valorizaciones con Respecto a la Programación
VI. Cronograma de Ejecución Física
ITEM ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec.
VII. Gráfico de Presupuesto Programado Vs Ejecutado Presupuesto Programado Vs Ejecutado
120 100 Porcentaje 80 60 40 20 0 Enero Febrero Marzo Meses Abril Mayo
VIII. ANEXOS 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Valorización Desagregada Acumulada F-8 Copias del Cuaderno de Obras(Legibles) Copias de los Certificados de Ensayos de Materiales del Mes Formatos de Ejecución Presupuestal F-9.1, F-9.2, F-9.3, F-9.3, F-9.4, F-9.5 y F-9.6 Formatos de Movimiento de Almacén F-4 y F-5 Formatos de Vehiculos y Maquinarias F-6.1, F-6.2 y F-6.3 Formatos de Personal F-2, F-3 y F-7 Otros
____________________________________ Ing. Residente
ACTA VALORIZADA DE BIENES SOBRANTES
Proyecto Componente Meta Obra Residente Inspector : : : : : :
Mediante el presente documento los suscritos declaramos que los siguientes bienes constituyen materiales o herramientas sobrantes que serán empleados por el organismo Ejecutor a favor de la localidad beneficiaria. Bienes(Materiales, Insumos, Productos, Herramientas, etc.) Materiales:
Costo Unitario Costo Parcial (S/.) (S/.)
Monto Total de este Informe S/. Saldo actual después de este informe S/. Son: En letras Nuevos Soles.
INFORME DE OBSEVACIONES DURANTE LA VISITA DE INICIO DE OBRA Obra : Residente : Inspector : Fecha de la visita de inicio
1.- Disponibilidad del Terreno(Dimensiones del terreno y libre disponibilidad)
2.- Pronunciamiento
Nota: Este formato solo es utilizable solo en los casos que existan observaciones durante la visita de inicio.
Identidad: Nº Reg. Residente
Nombre: Nº Doc.:
. Prof.INFORME DE CONFORMIDAD
: Proyecto Componente : : Meta : Obra : Residente : Inspector Fecha de la visita de inicio Fecha de la conformidad Pronunciamiento
se da inicio a los trabajos registrándose lo siguiente: 1. Cantidad de Personal que Trabajan al Inicio de la Obra
2. Los Insumos correspondiente son los programados
3. así como corresponden con lo programado
. se encuentran en buenas condiciones y operatividad. Los vehiculos y/o maquinarias son los requeridos.INFORME DE INICIO DE OBRA
: Proyecto Componente : Meta : Obra : Residente : Inspector : Fecha de suscripción del Acta de entrega de Terreno Fecha de inicio de Obra :
Otorgada la Conformidad para el Inicio de la Obra y luego de suscribir el Acta de Entrega de Terreno.
los Se cuenta con los implementos de seguridad y señalización adecuada para el incio de trabajos
6. Las Herramientas disponibles son las suficientes para el inicio de los trabajos
. Indicar las partidas con las que se inician los trabajos Item Partida Unid. Prof.4. OBSERVACIONES
Ing. Observaciones
7. Identidad: Nº Reg. Residente
3 Partidas que se vienen ejecutando Item Partida Unid. Información Recopilada Durante la Visita 1.1 Las observaciones planteadas en la visita anterior. fueron subsanadas
1.2 Número de Personal que laboraron desde la última visita a la actual
Nº de asistentes por día
Periodo: Del Nº de días útiles del Período
El número de personas que se encuentran laborando en la Obra de acuerdo a las partidas ejecutadas. al cronograma actualizado y al expediente son los adecuados
1.F-15
INFORME DE SUPERVISIÓN REGULAR Nº
MES____________
Proyecto Componente Meta Obra Residente : : : : :
Fecha de la visita anterior : Fecha de la presente visita :
4 Los Insumos. materiales y/o herramientas que se encuentran en obra. Valorización Descripción Valorización Programada Acumulada(a) Valorización Ejecutada Acumulada(b)
(a) Valorización programada(estimada) a la fecha de análisis (b) Según Valorización presentada por la residencia(F-8)
Variación (b/a) %
.6 Los rendimientos obtenidos en la obra.7 Las medidas de seguridad adoptadas en obra son adecuadas
2. son suficientes para la continuidad de los trabajos
1. son registrados y se encuentran conformes de acuerdo al expediente técnico
1.5 Los vehiculos y/o maquinarias son los suficientes para la continuidad de los trabajos
Ing.3. Identidad: Nº Reg. Ejecutado Descripción Importe Programado Acumulado(a) Importe Ejecutado Acumulado(b) Monto % Variación (b/a) %
CONTROL DE OBRA 2.F-16
INFORME MENSUAL/FINAL Nº
MES _________________
I. Original(días útiles) Ampliación de Plazo Nº1(días útiles) Ampliación de Plazo Nº2(días útiles) Ampliación de Plazo Nºn(días útiles) Plazo Total Aprobado(días útiles) Plazo de Ejec. Geren. GENERALIDADES 1. Nº
. Geren. Nº Res. Nº Res.1 Ubicación Región Departamento Dirección/Ubicación:
Provincia : Distrito :
1.3 Cronología de Ejecución Fecha de Entrega de Terreno Fecha de Termino Aprobada Fecha de Termino Real 1. Geren. Prog. Geren.2 Presupuesto Presupuesto Original Mano de Obra Maquinaria y Equipo Materiales Costo Directo Costo Indirecto 1. Nº Res.4 Plazo de Ejecución Plazo de Ejec. Real(días útiles) II.1 Control de Personal De los Informes Regulares/Mensuales Periodo Fecha Del Al Catidad de Personal Presupuesto Vigente
2 Resumen de Avance Físico
Cantidad Precio S/. % Ejecutado Actual % Saldo % S/.
DIFERENCI A S/.
S/. Parcial S/.
TOTALES 2.
VALORIZACIÓN PROGRAMADA Del Mes Acumulado % S/. se deberá precisar los insumos modificados en el siguiente cuadro: PROGRAMADO INSUMOS
Unid. %
2. Cantidad Precio S/. S/.
Acumulado S/.Téc-Admt. %
S/.5 Comparación de Avance Físico y Finanicero de Mano de Obra AVANCE Físico(Según Valorización mensual) Ejecutado(Según planillas de pago a personal tramitadas) Anterior % Actual % Acumulado % Saldo %
S/. Unid.
TOTAL De haber variaciones.2.3 Resumen de Valorizaciones Mensuales
S/. Costo Directo Anterior Actual Acumulado Saldo 2. Parcial S/.
Anterior Acum.4 Avance FinancIero del mes Presupuesto Aprobado S/.
VALORIZACIÓN EJECUTADA Del Mes Acumulado S/. %
Costo Directo Mano de Obra Materiales Herramientas Equipos Costo Indirecto Direcc.
2.7 Cumplimiento de control de Impacto Ambiental
2. COMENTARIOS REFERENTES A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
IV. indicando. DOCUMENTACIÓN 4.8 Cumplimiento de Medidas de Seguridad
III.Control de Calidad TIPO DE PRUEBA SOLICITADO Fecha Asiento* RECIBIDO Asiento* COMENTARIO
2. cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad
.6 Relación de Pruebas Efectuadas .1 Fotografías
Describir la forografía.
correpsondiente al mes del informe. ANEXOS 5. indicando.2 Copias de los Certificados de ensayos de matreiales del mes 5. incluido el asiento donde se resume el metrado de partidas valorizadas en el mes. Del Folio: Al Folio:
V.Fecha de la fotografía:
Describir la forografía.1 Copias del Cuaderno de Obras 5.3 Adjuntar el original del informe del residente.2 Cuaderno de Obra Las copias a remitir es desde la primera copia del cuaderno de obras. indicando. cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad
4. cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad
para comunicarle lo siguiente: MOTIVO DE LA COMUNICACIÓN(Marcar en la opción) REPROGRAMACIÓN DEL INICIO DEL PROYECTO Nº Programación de Inicio de Obra : ESTADO DEL PROYECTO Paralización de Obra : Reinicio de actividades.... Inspector Fecha de presentación : : : : : :
Ing……………………………. después de una paralización : Motivo y/o Recomendación:
Termino de Obra: Comentarios:
.F-17 COMUNICACIÓN RAPIDA Nº Proyecto Componente Meta Obra Ing. Residente Ing. me dirijo a Ud. Jefe de la Oficina de Suprevisión y Monitoreo.
...................... Residente a cargo de la Obra........................................ en fe de lo cual suscribimos la presente Acta de Terminación de Obra............................ Ing.... con DNI Nº.. Señor(a)................................ ....
........................... Señor(a)............................................... realizada por el al Proyecto Especial Tacna “Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna” Ing................F-18
Por medio de la presente Acta............ Representante de la localidad (no obligatorio)....... Nº................................... con la finalidad de verificar la culminación de los trabajos materia del presente convenio...............................................
............................................. los que al final suscribimos........... .....
(Lugar de la Ejecución de la Obra)
en............................................. Señor(a)........... ....................... .. Luego de revisar los planos y especificaciones técnicas aprobados por el Programa.................................... declaramos bajo juramento que a la fecha se ha culminado la Obra.... damos constancia del cumplimiento de la ejecución de Obra de acuerdo a lo expresado en el Expediente Técnico............................................................. con DNI Nº....................................................... Inspector..........................................
MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA Proyecto Componente Meta Obra Ing.2.. TOTAL
..Técn-Adm. Inspector : : : : : :
1.Objetivos y Alcances del Proyecto
II.1.Descripción del Proyecto:
2.. PROYECTO EJECUTADO: 2.1.3.Avance Físico:
2.-Plazo de Ejecución: Plazo de ejecución Inicial(días útiles) Ampliación de Plazo(días útiles) Plazo de ejecución final(días útiles) Observaciones : : :
DESCRIPCIÓN Costo Directo Mano de Obra Materiales Herramientas Equipos Maquinaria Costo Indirecto Direcc. Residente Ing.Ubicación Región Departamento
Programado Original(días útiles) Ampliación de Plazo Nº 1(días útiles) Ampliación de Plazo Nº 2(días útiles) Ampliación de Plazo Nº n(días útiles) Plazo Total Aprobado(días útiles) Plazo de Ejec.1.Plazo de Ejecución Plazo de Ejec..Técn-Adm.Ubicación Región Departamento Dirección/Ubicación:
1. Del Presupuesto Original
b. ESTRUCTURA DE COSTOS APROBADO Total % EJECUTADO Total % SALDO Total %
DESCRIPCIÓN Costo Directo Mano de Obra Materiales Herramientas Equipos Maquinaria Costo Indirecto Direcc..INFORME DE LIQUIDACIÓN Proyecto : Componente : Meta : Obra : Ing. Del Presupuesto Vigente(Final)
. Residente : Ing.. Real (Días útiles) : : : : : : Resolución Nº Resolución Nº Resolución Nº Resolución Nº Fecha Fecha Fecha Fecha
II.4. Inspector : Fecha de presentación 1..Costo total aprobado por Analítico el Gasto a.3.Cronología de Ejecución Fecha de Entrega de Terreno Fecha de Inicio de Obra Fecha de Término(Programa Original) Fecha de Término(Real)
Inspector Fecha de presentación : : : : : :
y de acuerdo al detalle siguiente: ESTRUCTURA DE COSTOS CON APORTES DEL PROGRAMA(Monto Ejecutado)
ITEM 1. TOTAL
MONTO EJECUTADO S/.01 1.03 1.02 1. Residente Ing.Técn-Adm.04 1.INFORME DE LIQUIDACIÓN Proyecto Componente Meta Obra Ing.00 1.05 2.01
DESCRIPCIÓN Costo Directo Mano de Obra Materiales Herramientas Equipos Maquinaria Costo Indirecto Direcc. INCIDENCIA(%)
2 3.. Sustentar diferencias si las hubiera. 6.3 2.. Modificaciones al Proyecto (brevemente señalar las razones)....
Aspectos Generales 1.
Impacto Ambiental : Adjuntar Informe correspondiente Conclusiones...
2.2 Aspectos de la Capacitación.. sustentar situaciones excepcionales en alguno de los documentos que forman parte del Expediente de Liquidación..../... etc).3 1...
5. Señalar si fue realizada conforme a lo especificado (horas dictadas.6 1.1 4. Problemas técnicos resueltos y/o pendientes de solución Señalar si se cumplió con lo establecido en el Expediente Técnico y la presente norma. Por ej. adjuntando el resultado de las pruebas de laboratorio cuando corresponda.. Residente de Obra : LIQUIDACION DE OBRA : OBRA “……………………………….2 2.7 Proyectista Evaluador Capacitador Residente Inspector Modalidad de Ejecución Cantidad de Población Beneficiaria
-200... metodología.3 3..
Aspectos Técnicos 2..../. Ampliaciones de plazo (brevemente señalar las razones).2 1.. participación de los beneficiarios..-RESIDENTE/GI/PET
1.1 1.4 Ampliaciones presupuestales si las hubiere (brevemente señalar las razones).
4...1 3.....5 3..
Aspectos Administrativos 4. Señalar si se efectuaron deductivos de Obra y las razones.4 2...” PROYECTO “. soluciones adoptadas.... Detallar los jornales pagados por categorías... Avance financiero comparativo entre lo programado y lo ejecutado por partidas.
.. Breve descripción de los trabajos realizados e indicar la conclusión y operatividad de la obra. Problemas presentados.5 1..
Aspectos Económicos 3. recomendaciones planteadas o acciones tomadas..I-1
FORMATO INFORME FINAL DE DESARROLLO FISICO Y FINANCIERO INFORME N°
A : Ing………………………… Gerente de Infraestructura : Ing………………………….4 1..1 Descripción de la obra ejecutada a) Avance físico ejecutado acumulado b) Plazo de Ejecución c) Fecha de inicio de la obra d) Fecha de culminación prevista e) Fecha real de culminación (de ser el caso señalar las razones de la demora) f) Condición de la obra..” : ..
Supervisor y Capacitador de ser el caso..
Recomendaciones Anexo : Se anexa el EXPEDIENTE DE LIQUIDACION que consta de . Memoria Descriptiva Valorizada Fotografías del proceso constructivo y culminación de la obra Acta de terminación de Obra Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento Provisional de la Obra Acta de Inspección y Prueba. Otros documentos generados durante el proceso de ejecución del proyecto (especificar).7. 8.(número de hojas) folios. Valorización Final de la Obra Cuadro Resumen de Movimiento de Almacén – Ingreso – Egreso.
. Acta Valorizada de Sobrantes de Obra Cuaderno de Obra Acta de Entrega de Terreno Planos o Croquis de Replanteo (si existieran modificaciones) Planos de Ubicación y Perimétrico de la Obra.. Minuta de Declaratoria de Fábrica.. Todos los Informes del Residente.
...I-2 FORMATO INFORME DEL INSPECTOR INFORME N° . Adjuntar Ficha Técnica detallando metas (descripción resumida).... 4..-INSPECTOR/OSM/PET
A : Ing………………………………………………... Análisis del Aspecto Económico......... Proyecto “.. Comentarios e indicar si se efectuaron observaciones y cómo se subsanaron.... Habiendo revisado el expediente de liquidación de la Obra “./......... Comentarios e indicar si se efectuaron observaciones y cómo se subsanaron.. Comentarios e indicar si se efectuaron observaciones y cómo se subsanaron.....” : .”..... Señalar las actividades desarrolladas en el seguimiento de la ejecución de la obra (por ej........ 2.. Análisis del Aspecto Administrativo................” PROYECTO “. 6...../. Análisis del Aspecto Técnico.......... 7.... 3.. 5..
.. Inspector de Obra : LIQUIDACION DE OBRA : OBRA “………………………………......... Jefe de la Oficina de Supervisión y Monitoreo : Ing…………………………. impacto en la población beneficiaria y croquis de ubicación del proyecto.... Análisis del Aspecto Ambiental.. El suscrito estima conforme la aprobación.. Inspector de Obra
1.... Comentarios e indicar si se efectuaron observaciones y cómo se subsanaron. indicar el número de visitas a la obra y el resultado de cada visita).” elaborado por el Residente e Informe Final del Desarrollo Físico y Financiero del Proyecto de fecha ..............-200..
...-200.... Análisis del Aspecto Técnico............ De la revisión efectuada al expediente de liquidación de la Obra “...... así como el análisis de los aspectos técnicos.....
.......... Comentarios e indicar si se efectuaron observaciones y cómo se subsanaron.FORMATO INFORME DEL JEFE DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO INFORME N° ....................-OSM/PET
A : Ing………………………………………………....” PROYECTO “.. 4. el que suscribe estima conforme la aprobación de la liquidación de la referida Obra... Jefe de la Oficina de Supervisión y Monitoreo : LIQUIDACIÓN DE OBRA : OBRA “………………………………... Análisis del Aspecto Económico. Otros aspectos como verificar que el expediente de liquidación esté debidamente visado y foliado en su integridad por el Residente.....” elaborado por el Residente.... Comentarios e indicar si se efectuaron observaciones y cómo se subsanaron.............. 2..
. así como del análisis de los aspectos técnicos...... Gerente General del PET : Ing…………………………....... Análisis de la supervisión efectuada por el Inspector de Obra incidiendo en la parte técnica y económica... Comentarios.... 3....” Proyecto N° “.. 9...... Análisis del Aspecto Administrativo../......
1......... Jefe de la Oficina de Supervisión y Monitoreo
Comprenderá lo relativo a la revisión del Expediente de Liquidación presentado por el Residente de Obra....... económicos y administrativos señalados en el Informe del Inspector... económicos y administrativos efectuados por el Inspector de Obra....... Comentarios e indicar si se efectuaron observaciones y cómo se subsanaron. 8.......” : ...../..
etc.......... Es todo cuanto tengo que informar a usted.I-4 FORMATO INFORME DE CONFORMIDAD ENCARGADO DE LA LIQUIDACIÓN INFORME N° . cumplieron con presentar la documentación para la liquidación de dicha Obra sustentada en la Obra Física Ejecutada y la Ejecución Financiera.... _______________________________ Profesional encargado de la liquidación
...... Acta de Terminación de Obra..... Proyecto . Responsable de Liquidaciones del PET : LIQUIDACION DE OBRA : OBRA “………………………………...... cumplo con informar que he revisado.. con relación a lo indicado en el asunto... El Expediente de Liquidación cuenta con el Informe de Aprobación Técnico....... así como con los demás requisitos formales establecidos en las normas vigentes sobre la materia./.…………..........-LIQUIDACIONES/GEP/PET
A : Ing………………………………………………... Asimismo... alcanzo para su Aprobación la Liquidación.
Es grato dirigirme a Usted.... evaluado y confrontado los documentos contenidos en el Expediente de Liquidación. En mi calidad de encargado de la liquidación de Obras y Acciones de la entidad y conforme a lo establecido en la presente. Cordialmente. Valorización Final.” PROYECTO “...... formulando los respectivos Informes de Liquidación Técnico Económico con la conformidad y recomendación para la aprobación de la liquidación de los mismos. verificado. para informar acerca de la Obra. de acuerdo a lo que exige los Procedimientos de Liquidación...................... de acuerdo a lo establecido en la presente norma cada Expediente de Liquidación cuenta con la conformidad y aprobación técnica del Jefe de la Oficina de Supervisor. para su suscripción y aprobación......” : .. Gerente de Estudios y proyectos del PET : …………………………………. adjunto los Informes de Liquidación Técnico Económico y Expediente de Liquidación de la Obras u Acción..... Asimismo.. Por lo expuesto....... Memoria Descriptiva Valorizada..-200../...... El Inspector y Residentes de la Obra …………..... Económico y Administrativo del Inspector de Obra...........
. Resolución de Aprobación de Plan de Trabajo Nº ……………………………….LT-1
METRADOS REALMENTE EJECUTADOS
PROYECTO COMPONENTE META OBRA MONTO VALOR REFERENCIAL VR-2 ASIGNACION PRESUPUESTAL : : : : : : Resolución de Aprobación del Expediente Técnico Nº ………………………….. Resolución de Aprobación de Deductivo Nº ……………………………………….
Metrado Presupuestado Aprobado
Metrados Ejecutados Obra Principal Adicional Nº 1
Adicional Nº n Deductivo Nº 1 Deductivo Nº n
Saldos de metrados
. Resolución de Aprobación de Adicional Nº ……………………………………….
LT-2. MES 1 Metrado Monto VAL MES 1+N Metrado Monto TOTAL VALORIZADO Metrado Monto % EJECUCION
Costo Directo S/. Gastos Generales ( %) TOTAL VALORIZACIÓN (A+B) Factor de Reajuste (K-1) Reajuste Actualizado VALORIZACION REAJUSTADA (C+E)
.U Parcial VAL.1
RESUMEN DE VALORIZACIONES MENSUALES DE AVANCE DE OBRA REAJUSTADOS
PROYECTO COMPONENTE META OBRA
MONTO VALOR REFERENCIAL VR-2
ASIGNACION PRESUPUESTAL PARTIDA Codigo Descripción
: : : : : : PRESUPUESTO APROBADO 2008 Und Cantidad P.
RESUMEN DE VALORIZACIONES MENSUALES ADICIONALES DE AVANCE DE OBRA REAJUSTADOS
ASIGNACION PRESUPUESTAL PARTIDA Descripción PRESUPUESTO APROBADO 2008 Cantidad P. MES 1 Metrado Monto VAL MES 1+N Metrado Monto TOTAL VALORIZADO Metrado Monto % EJECUCION
Costo Directo S/.U Parcial VAL. Gastos Generales ( %) TOTAL VALORIZACIÓN (A+B) Factor de Reajuste (K-1) Reajuste Actualizado VALORIZACION REAJUSTADA (C+E)
.LT-2.
.LT-3. . . .000
k1= k-1
k2= k-1
k3= k-1
Indice Base Indice (Io) K
Mes 01 Indice (Ir) Valor
Mes 02 Indice (Ir) Valor
Mes n Indice (Ir) Valor
COEFICIENTE DE REAJUSTE MENSUAL K
…………………………………………………………………………………………………………….2 ASIGNACION PRESUPUESTAL FORMULA POLINOMICA : .1
Calculo del factor de Reajuste K Mensuales Obra Principal
PROYECTO ESPECIAL COMPONENTE META OBRA MONTO VALOR REFERENCIAL VR ..
Calculo del factor de Reajuste K Mensuales Adicionales de Obra
PROYECTO ESPECIAL COMPONENTE META OBRA MONTO VALOR REFERENCIAL VR .2 ASIGNACION PRESUPUESTAL FORMULA POLINOMICA : …………………………………………………………………………………………………………….LT-3.
2 ASIGNACION PRESUPUESTAL VALORIZACIÓN Fecha Mes Año : : : : : : PROGRAMADO Valorización V F.Reajuste K-1 Reajuste R Valorización V REAL F.Reajuste K-1
Reajuste R
Calculo de Reintegros .LT-4.Presupuesto Obra Principal
PROYECTO COMPONENTE META OBRA MONTO VALOR REFERENCIAL VR .
2 ASIGNACION PRESUPUESTAL VALORIZACIÓN Fecha Mes Año : : : : : : PROGRAMADO Valorización V F.Presupuesto Adicionales de Obra
PROYECTO COMPONENTE META OBRA MONTO VALOR REFERENCIAL VR .LT-4.Reajuste K-1 Reajuste R Valorización V REAL F.2
Calculo de Reintegros .Reajuste K-1
TOTAL VALORIZACIÓN (C+D) Reajuste Actualizado VALORIZACION REAJUSTADA (E+G)
. Gastos Generales ( %) Sub .Total (A+B) Impuesto I.U.G.LT-5. Cantidad
COSTO ( S/.V. ) P.1
Resumen Costo Total Valorizado de Obra
PROYECTO COMPONENTE META OBRA MONTO VALOR REFERENCIAL ASIGNACION PRESUPUESTAL
PARTIDA Codigo Descripcion
METRADO Unid. Parcial
Deductivo Nº 01 Metrado Monto
Deductivo Nº 2 Metrado Monto
Deductivo Nº n Metrado Monto
COSTO TOTAL VALORIZADO Metrado Monto
METRADO DE CIERRE Metrado Monto
Costo Directo S/.
) P. Parcial
OBRA EJECUTADA Metrado Monto
Adicional Nº 2
Adicional Nº n
Costo Directo S/.U.V.Total (A+B) Impuesto I.G. Gastos Generales ( %) Sub . TOTAL VALORIZACIÓN (C+D) Reajuste Actualizado VALORIZACION REAJUSTADA (E+G)
LT-5.2
Resumen Costo Total Valorizado de Adicionales Obra
PARTIDA Descripcion Adicional Nº 1
METRADO Unid.LT-5. Cantidad
COSTO ( S/.3
COSTO ( S/. Parcial
Deductivos Metrado Monto
Adicional Nº1
Adicional Nº2
Adicional Nºn
Costo Directo S/.U.Total (A+B) Impuesto I. TOTAL VALORIZACIÓN (C+D) Reajuste Actualizado VALORIZACION REAJUSTADA (E+G)
. Gastos Generales ( %) Sub .Resumen Costo Total Valorizado de Obra y Adicionales
PARTIDA Descripcion Obra Principal
METRADO Unid.G. ) P.V.
P.U.LT-6
Cronograma Real de Adquisición de Materiales
PROYECTO ESPECIAL COMPONENTE META OBRA MONTO VALOR REFERENCIAL VR .2 Nº ORDEN : : : : : MES 1 MES 2 Cant. Monto Cant.U.U. Monto
. MES n P. P. Monto Cant. Monto TOTAL Cant.
2 Código Partida Descripción : : : : : Presupuesto Base Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes n
Costo Directo S/. Gastos Generales Total
.LT-7
Calendario de Avance de Obra Reprogramado
PROYECTO ESPECIAL COMPONENTE META OBRA MONTO VALOR REFERENCIAL VR .
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES ( %) SUB .LT-8
RESUMEN DE VALORIZACIONES DE OBRA Y ADICIONALES POR MESES
PROYECTO ESPECIAL COMPONENTE META OBRA MONTO VALOR REFERENCIAL VR .ADICIONAL DE OBRA Nº 1
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES ( %) SUB .TOTAL COSTO DE OBRA IMPUESTOS IGV TOTAL VALORIZACIÓN REAJUSTE MES TOTAL VALORIZACION REAJUSTADA
F.ADICIONAL DE OBRA Nº 2
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES ( %) SUB ...DEDUCTIVO DE OBRA Nº n
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES ( %) SUB ..DEDUCTIVO DE OBRA Nº 1
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES ( %) SUB ...ADICIONAL DE OBRA Nº n
C.TOTAL COSTO DE OBRA IMPUESTOS IGV TOTAL VALORIZACIÓN REAJUSTE MES TOTAL VALORIZACION REAJUSTADA
: : : : : : Presupuesto Primera Segunda n Presupuesto Inicial Modificación Modificación Modificación Total MESES Mes 3 Mes 4
Total Ejecución Año n
B.TOTAL COSTO DE OBRA IMPUESTOS IGV TOTAL VALORIZACIÓN REAJUSTE MES TOTAL VALORIZACION REAJUSTADA
E.TOTAL COSTO DE OBRA IMPUESTOS IGV TOTAL VALORIZACIÓN REAJUSTE MES TOTAL VALORIZACION REAJUSTADA
PRESUPUESTO TOTAL INTEGRAL
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES ( % )
SUB TOTAL COSTO DE OBRA
IMPUESTOS IGV TOTAL VALORIZACIÓN (C+D) REAJUSTES MES
TOTAL VALORIZACIÓN INTEGRAL
TOTAL VALORIZACIÓN INTEGRAL REAJUSTADA
..2 PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL DENOMINACIÓN A.TOTAL COSTO DE OBRA IMPUESTOS IGV TOTAL VALORIZACIÓN REAJUSTE MES TOTAL VALORIZACION REAJUSTADA
ANÁLISIS DE HORAS HOMBRE REQUERIDAS POR LA OBRA
PROYECTO COMPONENTE META OBRA PARTIDA Código
DESCRIPCIÓN Rend.LT-9. HH Total Metrado Costo Unitarios Por Ejecutado
HORAS HOMBRE Capataz Cuadril Canti la dad Operario Sub Cuadri Canti Total lla dad Sub Total Oficial Cuadri Canti lla dad Sub Total Peón Cuadri Canti lla dad Sub Total
TOTAL HORAS HOMBRE
INSUMOS Material 2 Material 3
Unid.LT-9.
MATERIALES . Cant.
.INSUMOS REQUERIDOS POR LA OBRA
PROYECTO COMPONENTE META OBRA PARTIDA Código Partida
DESCRIPCIÓN Rend.
ANÁLISIS DE MATERIALES .
Unid. Costo Unitarios Por Total Metrado Ejecutado
ANÁLISIS DE HORAS DE EQUIPO O DE MÁQUINA REQUERIDAS POR LA OBRA
DESCRIPCIÓN Rend.LT-9. HM
Total Metrado Costo Unitarios Por Ejecutado
HORAS EQUIPO Y MÁQUINA Maquinaria 1 Maquinaria 2 Maquinaria 3 Cuadril Canti Sub Cuadri Canti Sub Cuadri Canti Sub la dad Total lla dad Total lla dad Total
Maquinaria n Cuadri Canti Sub lla dad Total
TOTAL HM
TOTAL HORAS EQUIPO Y MÁQUINA
RESUMEN DE EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL MENSUAL Y ACUMULADA TOTAL PROYECTO COMPONENTE OBRA / META MONTO VALOR REFERENCIAL EJECUCION PRESUPUESTAL DIRECTA FUENTE(s) :
N AT U R AL E ZA D E L
Mes PRESUPUESTO PROGRAMADO
GASTO Costo Directo Gastos Generales (5)
Materiales Equipos y e Insumos Maquinaria (2) (3)
TOTAL EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL
AVANCE (% )
(4)= (1)+(2)+(3)
(6)= (4)+(5)
.LF .
RESUMEN DE EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL MENSUAL Y ACUMULADA TOTAL
PROYECTO COMPONENTE OBRA / META MONTO VALOR REFERENCIAL EJECUCION PRESUPUESTAL DIRECTA FUENTE(s) :
Código Análitico
Descripción Costo Directo
Presupuesto Programado Mes 1
Gasto Ejecutado Mes 3 Mes 4
Total Presup.Propia Costo de Obra
.Ejec
SUB TOTAL(1) Gastos Generales
SUB TOTAL(2) Total (1) + (2) Ejecución Presupuestal Saldos de Almacén Depreciación de Equipos y Maq.LF .
SALDOS RENDICIONES Nº (2) Importe S/.03
RESUMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO PROYECTO COMPONENTE OBRA / META MONTO VALOR REFERENCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL Mes DESEMBOLSO Nº Cheque (1) Importe S/. (3) = (1) .(2)
ANALISIS DETALLADO POR ESPECIFICA DE GASTO
PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO COMPONENTE FINALIDAD .META FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO NEMONICO
PARTIDA GLOSA
: : : : : : : : PROVEEDOR/BENEFICIARIO
IMPORTE (*) FECHA DE AF REFERENCIA LIBRO N° COMPROBANTE DE PAGO FECHA N° CHEQUE SIAF
META FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO NEMONICO
: : : : : : : : EJECUCION PARTIDA EJECUCION DONACIONES BIENES
TOTAL EJECUCION
INVENTARIO FINAL A PERIFER ACTIVOS FIJOS TOTAL DEDUCCION
EJECUCION FINANCIERA NETA
RDR 2da Etapa TRANSFERENC OTROS ALM
.LF-5
RESUMEN DE EJECUCION FINANCIERA
PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO COMPONENTE FINALIDAD .
META FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO NEMONICO PARTIDA : : : : : : : :
CODIGO DEL BIEN
O/C NEA
.LF-6
INVENTARIO DE BIENES SOBRANTES
ESPEC COD BIEN DESCRIPCION : : : : : : : : MED CANTID P UNITARIO TOTAL OC TIPO DOCUMENTO NUMERO
.LF-7
INGRESOS DE ALMACEN
PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO COMPONENTE FINALIDAD .META FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO NEMONICO : : : : : : : : COD BIEN
FECHA DOC
.META FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO NEMONICO PARTIDAS CODIGO : : : : : : : :
MED CANTID P UNITARIO TOTAL
D/BIEN
OC/NEA
0.LF-9
BIENES DE OTROS ALMACENES
SALIDAS DE ALMACEN POR TODO CONCEPTO
PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO COMPONENTE FINALIDAD .META FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO NEMONICO : : : : : : : :
COD BIEN
.META FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO NEMONICO : : : : : : : : COD BIEN
NUMERO FECHA DOC
0.LF-11
SALIDAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO COMPONENTE FINALIDAD .00
.META FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO NEMONICO ESPEC COD BIEN : : : : : : : : DESCRIPCION MED
00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.) (+) INGRESOS LF-11 Compra de Combustibles LF-9 Combustibles de Otros Almacenes (-) SALIDAS Y SALDOS LF-12 Salidas de Combustibles LF-6 Combustibles Sobrantes
0.00 0.00 0.) (+) INGRESOS LF-8 Ingresos de Almacén LF-9 Bienes de Otros Almacenes (-) SALIDAS Y SALDOS LF-10 Salidas de Almacén LF-6 Bienes Sobrantes
Total 0.00 0.LF-13
PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO COMPONENTE FINALIDAD .00 0.META FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO NEMONICO : : : : : : : :
DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO DE ALMACENES(Dif.00 0.00
MOVIMIENTO DE COMBUSTIBLE(Dif.00 0.00 0.
0.LF-14
COSTO TOTAL REAL DE L A OBRA / ACCIÓN
PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO COMPONENTE FINALIDAD .META FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO NEMONICO SECUENCIA : : : : : : : : DESCRIPCION
LF-5 LF-9 (+) (+) (-) LF-6 LF-7 (-) (-)
Total Ejecución Presupuestal Bienes de Otros Almacenes aplicados a la meta Total Depreciación de Equipos y Maquinarias Gastos de Servicios de otro periodo afectados a la meta Inventario Final de Saldos en Almacén(Sobrantes) Activos Fijos o Bienes Duraderos(Con vida util) COSTO TOTAL S/.00
LF-15 VERIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS VS UTILIZADOS
Código Mano de Obra
Cantidades en Liquidación Técnica Financiera
Gastos Generales Bienes
.2 ) (Positivo o negativo)
.Costo Total Valorizado Actualizado 2..META FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO NEMONICO
DESCRIPCIÓN 1.Costo Total Real de Obra DIFERENCIA: ( 1 .LF-16
BALANCE DEL COSTO TOTAL VALORIZADO VERSUS COSTO TOTAL REAL DE OBRA
Anexos de FormatosUploaded by Luis Cond27 viewsDownloadEmbedSee MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content
Documents similar to Formatos de Informes y ValorizacionesFORMATOS INFORME MENSUALFORMATO DE VALORIZACIÓN227-4.CP Formato Valorizacion de ObraVALORIZACION OCTUBRE VICTOR ROMEROFORMATOS2Valorizacion de Obra.xlsLiquidacion de obra revisada.xlsInforme de Liquidacion de Obra Finalinforme de liquidacion de obra por administracion directaMore from IsraelManual Excel AvanzadoManual de Prácticas de Laboratorio de Mecánica de SuelosPartidas en EdificacionesInforme 19-07-2010

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución