Source: http://docplayer.it/1109343-Progetto-esecutivo-9-capitolato-speciale-di-appalto.html
Timestamp: 2017-03-30 11:28:24+00:00

Document:
PROGETTO ESECUTIVO 9. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PDF
Download "PROGETTO ESECUTIVO 9. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO"
1 SETTORE GESTIONE URBANA E TERRITORIALE LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT (adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ai fini dell'omologazione della struttura per la disputa del campionato di lega A1 basket) PROGETTO ESECUTIVO 9. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO Casale Monferrato lì 27/07/2011 IL PROGETTISTA Ing. Alessandro Ravazzotto IL R.U.P. Arch. Filippo Ciceri2 LAVORI DI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT (adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ai fini dell'omologazione della struttura per la disputa del campionato di lega A1 basket) CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del Codice dei contratti (articolo 43, commi 3 e seguenti, regolamento di attuazione del Codice, D.P.R. 207/2010) euro a) Importo lavori soggetti a ribasso ,33 b) Costo manodopera non negoziabile ,57 c) Oneri per l attuazione dei piani di sicurezza ,00 1) Totale appalto (a + b + c) ,90 d) Somme a disposizione dell amministrazione ,10 2) Totale progetto (1 + d) ,00 Il progettista Il responsabile del procedimento 2/483 Indice PARTE PRIMA...5 DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI...5 CAPO 1 NATURA E OGGETTO DELL APPALTO...5 Art. 1 - Oggetto dell appalto...5 Art. 2 - Ammontare dell appalto...8 Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto...8 Art. 4 - Categoria prevalente, categorie subappaltabili...8 Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili...9 CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE...10 Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto...10 Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto...10 Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l appalto...10 Art. 9 - Fallimento dell appaltatore...11 Art Rappresentante dell appaltatore e domicilio; direttore di cantiere...11 Art Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione...11 Art. 12 Convenzioni europee in materia di valuta e termini...11 CAPO 3 - TERMINI PER L ESECUZIONE...12 Art. 13 Consegna e inizio dei lavori...12 Art Proroghe...14 Art Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori...14 Art Sospensioni ordinate dal R.U.P...15 Art Penali in caso di ritardo...15 Art. 19 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma...15 Art. 20 Inderogabilità dei termini di esecuzione...16 Art. 21 Revoca dell aggiudicazione definitiva o risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini...17 CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI...18 Art Lavori a misura...18 Art Lavori a corpo...18 Art Lavori in economia...18 Art Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d opera...19 CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA...20 Art Anticipazione...20 Art Pagamenti in acconto...20 Art Pagamenti a saldo...21 Art. 29 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto...21 Art. 30 Ritardi nel pagamento della rata di saldo...22 Art Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo...22 Art. 32 Anticipazione del pagamento di taluni materiali...22 Art Cessione del contratto e cessione dei crediti...22 CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE...23 Art Cauzione provvisoria...23 Art Cauzione definitiva...23 Art. 36 Riduzione delle garanzie...24 Art Obblighi assicurativi a carico dell impresa...24 CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L ESECUZIONE...26 Art Variazione dei lavori...26 Art. 39 Varianti per errori od omissioni progettuali...27 Art Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi...27 CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA...28 Art Norme di sicurezza generali...28 Art Sicurezza sul luogo di lavoro...28 Art. 43 Piano di sicurezza e di coordinamento...28 Art. 44 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento...28 Art. 45 Piano operativo di sicurezza...29 Art. 46 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza...29 CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO...30 Art Subappalto...30 Art. 48 Responsabilità in materia di subappalto...31 Art. 49 Pagamento dei subappaltatori /484 CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO...33 Art Accordo bonario e transazione...33 Art Definizione delle controversie...33 Art Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera...33 Art Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori...34 CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L ULTIMAZIONE...36 Art Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione...36 Art Termini per il collaudo tecnico amministrativo o per l accertamento della regolare esecuzione - COLLAUDO STATICO...36 Art Presa in consegna dei lavori ultimati...37 CAPO 12 - NORME FINALI...38 Art Oneri e obblighi a carico dell appaltatore...38 Art Obblighi speciali a carico dell appaltatore...41 Art. 59 Proprietà dei materiali rinvenuti...41 Art. 60 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati Art. 61 Custodia del cantiere...41 Art. 62 Cartello di cantiere...42 Art. 63 Spese contrattuali, imposte, tasse...42 PARTE SECONDA...42 PRESTAZIONI TECNICHE... Errore. Il segnalibro non è definito. ALLEGATI...43 Tabella A Elementi principali della composizione dei lavori Tabella B Riepilogo degli elementi principali del contratto... Tabella C Elaborati integranti il progetto a base di gara... Tabella D Cartello di cantiere... ABBREVIAZIONI - Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); - Legge n del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F); - Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); - Regolamento di attuazione del Codice (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163); - Capitolato generale d appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145); - R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all articolo 10 del Codice dei contratti); - DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva previsto dall articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n /485 PARTE PRIMA DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI CAPO 1 NATURA E OGGETTO DELL APPALTO Art. 1 - Oggetto dell appalto 1. L oggetto dell appalto consiste nell esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell intervento di cui al comma L intervento è così individuato: a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT (adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ai fini dell'omologazione della struttura per la disputa del campionato di lega A1 basket) b) descrizione sommaria: Considerata l avvenuta promozione alla serie superiore A1 della squadra di basket, per la disputa di detto campionato, come da richiesta della lega di serie A1, occorre disporre di un impianto omologato per una capienza di 3500 posti. L intervento di ampliamento previsto nel presente progetto si sviluppa prevalentemente all esterno dell edificio ove sono previste sui lati nord, est ed ovest nuove scale di emergenza. All interno del palazzetto, le lavorazioni previste consistono principalmente nella modifica di un servizio igienico esistente e nella realizzazione di nuove uscite di emergenza. Per quanto attiene all aumento del numero di posti a sedere, questo sarà ottenuto con le seguenti modalità: - modifica di parte delle tribune retrattili esistenti a livello del campo da gioco ed aggiunta di un numero adeguato di seggiolini sulle gradonate laterali in conglomerato cementizio oggetto del presente progetto; - sostituzione di parte delle tribune retrattili esistenti a livello del campo da gioco non oggetto del presente progetto. La modifica delle tribune esistenti e l integrazione del numero dei seggiolini di cui al precedente punto 1, dettagliate nel seguito, sono lavorazioni previste nel presente progetto esecutivo. Al livello del campo da gioco verranno modificate le tribune telescopiche esistenti (al fine di ridurre i costi) sul lato ovest ottenendo così una capacità complessiva di 614 posti. Sulle gradonate in accordo con quanto disposto dal DECRETO MINISTERIALE 18 MARZO 1996 e dalla norma UNI 9931 verrà ridotta la distanza tra i seggiolini presenti e verrà incrementato il numero di posti a sedere sino ad un totale di 1480 posti a sedere (740 per parte). La sostituzione delle tribune esistenti con nuove tribune telescopiche e nuove strutture prefabbricate di cui precedente punto 2, evidenziate nel seguito, non sono invece lavorazioni previste nel presente progetto esecutivo, essendo oggetto di altro contratto di fornitura con posa in opera. Si pone in evidenza che la parete di arrampicata addossata alla parete posta a nord del palazzetto verrà rimossa al fine di consentire il posizionamento delle nuove tribune telescopiche anche il servizio di rimozione della parete di roccia non fa parte del presente progetto esecutivo. Più specificatamente l intervento oggetto della presente relazione comprenderà: - Opere edili: - Realizzazione di quattro nuove scale esterne di emergenza in conglomerato cementizio armato con ringhiere in acciaio, sui lati est ed ovest del palazzetto; - Realizzazione di due nuove scale esterne di emergenza in conglomerato cementizio armato con ringhiere in acciaio, sul lato nord del palazzetto; - Realizzazione di quattro uscite di emergenza di testata site sui lati nord e sud; - Modifica delle tribune telescopiche esistenti sul lato ovest, a quota del campo da gioco; - Incremento del numero dei seggiolini e dei posti a sedere sulle gradonate in conglomerato cementizio; - Modifica di un servizio igienico posto nella parte posteriore del palazzetto,lato nord/ovest; - Opere varie di finitura; 5/486 - Integrazione dell impianto elettrico esistente con specifico riferimento alla realizzazione dei nuovi servizi igienici ed all illuminazione delle nuove vie di fuga. I seguenti interventi strutturali in progetto: - esecuzione di portali metallici a sostegno della muratura esterna del fronte principale (lato sudovest) per la realizzazione di 2 nuove aperture; - esecuzione di portali metallici a sostegno della muratura esterna del prospetto posteriore (lato nord-est) per la realizzazione di 2 nuove aperture d emergenza a servizio delle nuove tribune sul lato sopraccitato; - realizzazione di due scale in c.a., con relativo ballatoio in c.a. di collegamento, a servizio delle uscite d emergenza sul prospetto posteriore (lato nord-est) (SCALA 5); - realizzazione di 2 coppie di scale in c.a. sui prospetti laterali del palazzetto (lati sud-est e nordovest) a servizio delle uscite d emergenza per le tribune laterali (SCALE 1, 2, 3 e 4); descritti nel seguito sono meglio dettagliati nelle relazioni e negli elaborati grafici del progetto strutturale. PORTALI METALLICI Le nuove uscite di sicurezza comportano aperture nella muratura esistente, spessa 45 cm e costituita da 2 corsi di blocchi in calcestruzzo di dimensioni pari a 40 x 20 x 20 cm circa. Per ragioni di sicurezza ogni apertura sarà costituita da 2 portali chiusi e indipendenti, uno interno ed uno esterno, da realizzarsi non contemporaneamente. Sul fronte principale le aperture sono a piano terra, pertanto ogni portale è costituito da un architrave in acciaio (profilo HEA) e da 2 colonne in acciaio che verranno collegate stabilmente all estradosso del muro di fondazione in c.a. esistente, avente larghezza pari a 80 cm. Sul fronte posteriore, invece, le nuove aperture sono ad una quota di circa 3 metri di altezza e interrompono completamente la muratura. In questo caso i portali sono completamenti in acciaio e sono costituiti da un architrave (profilo HEA) e da 2 colonne in acciaio che verranno collegate alla base ad un altro profilo orizzontale in acciaio. SCALE IN C.A. PROSPETTO POSTERIORE (SCALA 5) Sul lato nord-est vengono realizzate delle nuove scale in c.a. a vista, a servizio delle uscite d emergenza delle nuove tribune. In corrispondenza del ballatoio di sbarco si prevedono dei giunti strutturali in modo tale che la nuova struttura sia totalmente indipendente da quella esistente. L intervento in progetto prevede la realizzazione di un ballatoio comune in c.a. di dimensioni pari a 10,40 x 1,60 m. Le scale in c.a. sono indipendenti, a due rampe perpendicolari tra loro ed hanno una larghezza di 2,40 m. Ogni rampa è sostenuta da un setto passante in mezzeria il quale, in corrispondenza del ballatoio, diventa una trave ribassata per il sostegno dello stesso ballatoio. I parapetti e le ringhiere sono in acciaio, costituite da tubi metallici che richiamano in parte il disegno delle scale esistenti (sui prospetti laterali del Palazzetto), garantendo però requisiti di sicurezza (i parapetti non sono scavalcabili e le bacchette verticali sono distanti tra loro meno di 10 cm). Le fondazioni nastriformi hanno una suola di 200 cm che si imposta ad una quota di circa -100 cm dal piano campagna attuale. Le due scale, come ulteriore irrigidimento, sono collegate a livello della fondazione da 2 travi in c.a. con sezione di 50 x 80 cm di altezza. Le fondazioni sono gettate su una larga base di magrone approfondita fino ad una quota di circa -300 cm dal piano campagna. Considerazioni sulle scelte geotecniche e sulla quota di imposta delle fondazioni adottata sono riportate nella Relazione Geotecnica. SCALE IN C.A. PROSPETTI LATERALI (SCALE 1, 2, 3 E 4) Sui prospetti laterali (lato nord-ovest e sud-est) vengono realizzate 4 nuove scale in c.a. a vista, a servizio delle uscite d emergenza delle tribune laterali in aggiunta a quelle esistenti. Attualmente su ogni lato del palazzetto sono presenti 2 scale in c.a. realizzate come unico corpo strutturale: su ognuno dei fianchi si questi blocchi-scala si aggiunge una scala in c.a. totalmente indipendente e che sbarca sullo stesso ballatoio. In corrispondenza di esso si prevedono dei giunti strutturali in modo tale che la nuova struttura sia totalmente indipendente da quella esistente. Per le nuove costruzioni si adotta in parte la tipologia costruttiva delle scale esistenti, con un setto centrale e scalini collegati a mensola. 6/487 Ogni nuova scala sarà quindi in c.a. e costituita da 3 rampe larghe 190 cm collegate a mensola al setto centrale. Sono previste travi ribassate di irrigidimento per il sostegno dei pianerottoli. In particolare, inoltre, il pianerottolo di sbarco avrà larghezza pari all intera larghezza della scala (420 cm) per minimizzare gli effetti torsionali della trave centrale di irrigidimento. A differenza delle scale esistenti, i parapetti e le ringhiere sono totalmente in acciaio, costituite da tubi metallici che richiamano in parte il disegno del parapetto del ballatoio, garantendo però requisiti di sicurezza (i parapetti non sono scavalcabili e le bacchette verticali sono distanti tra loro meno di 10 cm). La fondazione è costituita da una platea di dimensioni 3,0 x 5,0 m che si imposta ad una quota di circa cm dal piano campagna attuale. Come indicato nella relazione geotecnica, le fondazioni sono disassate rispetto al setto centrale per fare in modo che il carico trasmesso in fondazione sia il più possibile centrato. Così come per le scale sul lato posteriore, per ragioni geotecniche le fondazioni delle scale laterali poggiano su uno strato di magrone spesso 200 cm. Le valutazioni in merito sono riportate nella Relazione Geotecnica. MODIFICA DELLE TRIBUNE TELESCOPICHE ESISTENTI SUL LATO OVEST, A QUOTA DEL CAMPO DA GIOCO Il presente progetto prevede la modifica delle tribune telescopiche presenti sul lato ovest del campo da gioco, al fine di aumentarne la capienza. Le tribune telescopiche attuali, realizzate in materiale ligneo ed in acciaio, presentano un numero di scale di smistamento (6 scale) superiore a quanto previsto dalla normativa vigente, pertanto il presente progetto prevede la riduzione delle scale stesse e la conseguente realizzazione di panche continue di seduta al posto delle 2 scale rimosse. INCREMENTO DEL NUMERO DEI SEGGIOLINI E DEI POSTI A SEDERE SULLE GRADONATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Sulle gradonate verrà ridotta la distanza tra i seggiolini presenti e verrà incrementato il numero di posti a sedere sino ad un totale di 1480 posti a sedere (740 per parte). Il presente progetto prevede lo spostamento e la riduzione dell interasse dei 1280 posti a sedere attualmente presenti (640 per parte) e la posa in opera di ulteriori 200 nuove sedute (100 per parte) MODIFICA DI UN SERVIZIO IGIENICO POSTO NELLA PARTE POSTERIORE DEL PALAZZETTO,LATO NORD/OVEST Il servizio igienico posto in adiacenza al locale ove è installata la parete di roccia attualmente dotato di n. 3 orinatoi, n. 3 lavabi, n. 1 turca e n. 1 servizio igienico per disabili accessibile tramite i locali spogliatoio sarà oggetto delle modifiche dettagliate nel seguito. - Verrà realizzato un accesso diretto ai servizi igienici senza che sia debba transitare nel locale spogliatoio. - Verrà interamente modificata la sistemazione del servizio igienico al fine di ricavare nello stesso spazio n. 4 lavabi, n. 1 bagno per disabili e n. 3 bagni con vaso. - Verrà realizzata una porta diretta d accesso al locale docce dallo spogliatoio. - L impianto termico, l impianto igienico sanitario e l impianto elettrico saranno opportunamente modificati. c) ubicazione: PALAZZETTO DELLO SPORT DI CASALE MONFERRATO 3. Sono compresi nell appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 4. L esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell arte e l appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell adempimento dei propri obblighi. 5. Trova sempre applicazione l articolo 1374 del codice civile. 7/488 Art. 2 - Ammontare dell appalto 1. L importo dell appalto posto a base dell affidamento è definito come segue: Importi in euro Colonna 1) Colonna 2) Colonna 1 + 2) Num. A corpo In economia TOTALE a) Importo lavori soggetti a ribasso , ,33 b) Costo manodopera non negoziabile , ,57 c) Oneri per attuazione piani di sicurezza , ,00 a+b+c IMPORTO TOTALE , ,90 2. L importo contrattuale corrisponde all importo dei lavori di cui al comma 1, lettera a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sui prezzi unitari offerto dall aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui al comma L importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto dell allegato XV al Decreto n. 81 del Commento [ale11]: (per appalti da aggiudicare mediante offerta al ribasso percentuale sull elenco prezzi) Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto 1. Il contratto è stipulato interamente a corpo ai sensi dell articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, e dell articolo 43, comma 6, del regolamento di attuazione del Codice. 2. L importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. 3. Il ribasso percentuale offerto dall aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite. 4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell articolo 132 del Codice dei contratti. 5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente capitolato. Art. 4 - Categoria prevalente, categorie subappaltabili 1. Ai sensi dell articolo 61 del regolamento di attuazione del Codice(vedi ex art. 3 dpr 34/2000) ed in conformità all allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere GENERALI «OG1». 2. Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del regolamento di attuazione del Codice (vedi ex artt. 72, 73 e 74 del dpr 554/1999)., le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nel bando di gara e nei commi seguenti. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell impresa aggiudicataria, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono: (1) I lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell importo totale dei lavori e inferiore a euro , non sono scorporabili; essi possono essere realizzati dall appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, fermo restando l obbligo di possesso dei requisiti per le lavorazioni di cui al D.M. n. 37/2008 e s.m.i.; essi possono altresì essere realizzati per intero da imprese subappaltatrici qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta, tuttavia l importo subappaltato concorre alla determinazione della quota subappaltabile della categoria prevalente di cui al comma 1. L impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui dell articolo 90 del regolamento di attuazione del Codice. 3. I lavori per i quali vige l obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37, sono i seguenti: a) opere per impianti idrico-sanitario (OS3); b) opere per impianti interni elettrici (OS30). 8/489 Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, all articolo 43, commi 6, 7 e 8 del regolamento di attuazione del Codice(vedi ex all articolo 45 del dpr 554/1999) e all articolo 184 del regolamento di attuazione del Codice (vedi ex all articolo 159 del dpr 554/1999), e all articolo 38 del presente capitolato, sono indicati nella seguente tabella: (2) n. Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori In euro In % (3) omogenee 1 OG1 Edifici civili ed industriali ,03 96,8 % 2 OS3 Impianti idrico sanitari 8.846,87 2,2% 3 OS30 Impianti elettrici 4.245,00 1,0% 4.% 5.% 6.% 7.% 8.% 9.% 10.% 11.% Parte 1 - Totale lavoro A CORPO (articolo 23) , % (4) 12 Parte 2 - Totale lavori IN ECONOMIA (articolo 24) a) Totale importo esecuzione lavori a corpo ,90 100,00 % di cui Totale COSTO MANODOPERA NON NEGOZIABILE , Parte 1- Totale oneri per la sicurezza SPECIALI A MISURA (articolo 0,00 22) 3.% 4.% Parte 2 - Totale oneri per la sicurezza SPECIALI A CORPO (articolo , % (5) 23) 5 6 Parte 3 - Totale oneri per la sicurezza SPECIALI IN ECONOMIA 0,00 (articolo 24) b) Oneri SPECIALI per attuazione dei piani di sicurezza ,00 (parti ) TOTALE (somma di a + b) (6) ,90 9/4810 CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto 1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d appalto, ancorché non materialmente allegati: a) il capitolato generale d appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest ultimo e per le parti non abrogate dal dpr 207/2010; b) il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo; c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, come elencati nell allegata tabella C, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3 (7) ; d) l elenco dei prezzi unitari; e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza; f) il piano operativo di sicurezza di cui all articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell allegato XV allo stesso decreto; g) il cronoprogramma di cui all articolo 40 del regolamento di attuazione del Codice(vedi ex all articolo 42 del dpr 554/1999). 2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; b) il regolamento di attuazione del Codice dei contratti, approvato con il d.p.r. 207/2010; c) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati. 3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: a) il computo metrico e il computo metrico estimativo; b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all articolo 132 del Codice dei contratti; c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato; Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l appalto 1. La sottoscrizione del contratto da parte dell appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 2. Ai sensi dell articolo 106, comma 3 del regolamento di attuazione del Codice (vedi ex all articolo 71, comma 3 del dpr 554/1999), l appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col 10/4811 R.U.P., consentono l immediata esecuzione dei lavori. Art. 9 - Fallimento dell appaltatore 1. In caso di fallimento dell appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti. 2. Qualora l esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell articolo 37 del Codice dei contratti. Art Rappresentante dell appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all articolo 2 del capitolato generale d appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all articolo 3 del capitolato generale d appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Qualora l appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all articolo 4 del capitolato generale d appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. Art Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 2. Per quanto riguarda l accettazione, la qualità e l impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l eventuale sostituzione di quest ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d appalto e l art Accettazione, qualità ed impiego dei materiali del regolamento di attuazione del Codice (vedi ex articolo 15 d.m. ll.pp. n. 145/2000). Art. 12 Convenzioni europee in materia di valuta e termini 1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro. 2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa. 3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n /4812 CAPO 3 - TERMINI PER L ESECUZIONE Art. 13 Consegna e inizio dei lavori 1. L esecuzione dei lavori ha inizio in genere dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (8) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell esecutore. 2. Per il lavoro in oggetto la Stazione appaltante procederà in via d urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell articolo 153, commi 1 e 4 del regolamento di attuazione del Codice (vedi ex articolo 129, commi 1 e 4 del dpr 554/1999) e dell articolo 11, commi 10 e 12, del Codice dei contratti; in tal caso il direttore dei lavori indicherà espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 3. Se nel giorno fissato e comunicato l appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l affidamento del completamento dei lavori, l appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a un mese da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente. 5. L elaborato denominato cronoprogramma dei lavori prevede l esecuzione degli stessi in 60 giorni naturali consecutivi (tempo previsto in progetto) e riporta altresì due fasi operative intermedie. La suddivisione del cronoprogramma in fasi operative si ritiene accettata pienamente dall Appaltatore. 6. Effettuata la consegna dell opera, l Appaltatore avrà l obbligo di eseguire i lavori secondo la tempistica riportata nel cronoprogramma facente parte del presente progetto esecutivo. Il tempo utile per l esecuzione dei lavori decorrerà dalla data del verbale di consegna dei lavori. L Appaltatore dovrà effettivamente iniziare i lavori alla data della consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale pecuniaria prevista dall art. 18 del presente Capitolato Speciale il cui importo sarà dedotto dal primo stato di avanzamento lavori. Qualora il ritardo nell inizio effettivo dei lavori dovesse superare i 5 (cinque) giorni dalla data di consegna del verbale, l Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ovvero revocare l aggiudicazione definitiva e non addivenire alla formalizzazione del contratto qualora non ancora in essere. Art. 14.a - Tempo utile per l ultimazione dei lavori nella loro globalità 1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 2. Nel calcolo del tempo massimo di cui al comma 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali. 3. All interno del vincolo contrattuale di cui al comma precedente devono comunque essere tassativamente rispettati i tempi parziali per l esecuzione delle singole fasi operative, così come stabilito dall articolo seguente. Nel conteggio della tempistica complessiva risultano già valutati spazi intermedi fra le fasi operative. 4. L appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che fissa scadenze inderogabili, allegato al presente progetto. 5. Rimane comunque alla Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori, anche a più riprese qualora si presentassero improcrastinabili necessità, senza dovere per questo indennizzi o risarcimenti all Impresa, la quale potrà pretendere soltanto la proroga dei termini di consegna per un periodo di durata pari a quella di sospensione del lavoro. Art. 14.b - Tempo utile per l ultimazione dei lavori delle singole fasi operative 12/4813 1. Il tempo utile per dare ultimate le opere relative ad ognuna delle fasi operative è stabilito come in appresso: - 1 a Fase (REALIZZAZIONE SCALE ESTERNE IN CLS (CON MATURAZIONE CLS A 7 GG.) - INSTALLAZIONE PARAPETTI - REALIZZAZIONE PORTALI METALLICI E USCITE EMERGENZA - MODIFICA TRIBUNE E INCREMENTO SEGGIOLINI): giorni 35 (trentacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori - 2 a Fase (FINITURE SCALE, PAVIMENTAZIONI E TINTEGGIATURE ESTERNE - ALTRE LAVORAZIONI INTERNE AL PALAZZETTO): giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. I tempi contrattuali sopra esposti si intendono comprensivi di ogni tempistica necessaria all Appaltatore per l organizzazione del cantiere. 2. Nel calcolo dei tempi di cui al comma 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali. 3. L appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori, allegato al presente progetto. 4. È lasciata facoltà all Appaltatore la possibilità di ridurre, in corso d opera, i tempi contrattuali. Le modifiche introdotte dovranno sempre comunque essere concordate preventivamente con la Direzione dei Lavori. 5. Il mancato rispetto delle tempistiche di ogni singola Fase mettono l Appaltatore nelle condizioni di incorrere in penali parziali e, se i tempi di ritardo superano quanto espresso dalle presenti norme, in risoluzione del contratto e richiesta dei danni derivanti ovvero in revoca dell aggiudicazione definitiva. 6. Anche per ogni singola fase operativa rimane comunque alla Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori, anche a più riprese qualora si presentassero improcrastinabili necessità, senza dovere per questo indennizzi o risarcimenti all Impresa, la quale potrà pretendere soltanto la proroga dei termini di consegna per un periodo di durata pari a quella di sospensione del lavoro. Art. 14.c. - Termini per l'ultimazione dei lavori (ultimazione complessiva e ultimazione parziale di ogni singola fase operativa) 1. Il presente Capitolato Speciale d Appalto stabilisce il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell appalto. Il presente Capitolato stabilisce altresì, nel rispetto comunque delle condizioni e delle tempistiche generali, il tempo utile per completare ognuna delle fasi operative (1 a Fase e 2 a Fase). 2. Le singole ultimazioni delle fasi devono essere comunicate per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio e, se i riscontri risultano positivi, redige in doppio esemplare il verbale di consistenza riferito alla fase operativa, controfirmato dall Appaltatore e dal Direttore dei Lavori e la successiva presa di consegna provvisoria anticipata da parte della Stazione Appaltante. 3. Solo il certificato di ultimazione finale può prevedere l assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione del nuovo certificato che accerti l avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate, sottoponendo comunque l Appaltatore alla possibilità di penali o sanzioni da parte della Stazione Appaltante. Il certificato di ultimazione delle opere nel suo complesso dovrà comunque riportare, tenendole in debito conto, i singoli documenti attestanti l avvenuta ultimazione di ogni fase operativa. 4. Il mancato rispetto dei singoli tempi contrattuali determina sanzioni che verranno applicate da parte della Stazione Appaltante. L Appaltatore dovrà effettivamente concludere la fase operativa individuata nel cronoprogramma con il numero 1 (definita REALIZZAZIONE SCALE ESTERNE IN CLS (CON MATURAZIONE CLS A 7 GG.) - INSTALLAZIONE PARAPETTI - REALIZZAZIONE PORTALI METALLICI E USCITE EMERGENZA - MODIFICA TRIBUNE E INCREMENTO SEGGIOLINI) entro e non oltre 35 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori e la fase operativa individuata con il numero 2 (definita FINITURE SCALE, PAVIMENTAZIONI E TINTEGGIATURE ESTERNE - ALTRE LAVORAZIONI INTERNE AL PALAZZETTO) entro e non oltre 60 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. In caso di ritardo sarà applicata una penale pecuniaria prevista dall art. 18 del presente Capitolato Speciale il cui importo sarà dedotto dal successivo stato avanzamento lavori. Qualora il ritardo nella conclusione delle succitate fasi operative dovesse superare i 15 (quindici) giorni rispetto alle date fissate nel cronoprogramma, l Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ovvero revocare l aggiudicazione definitiva e non addivenire alla formalizzazione del contratto qualora non ancora in essere. 13/4814 Art Proroghe 1. L appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all articolo In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all articolo 14, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività. 3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori. 4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P. 5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. 6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta. Art Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d arte, la direzione dei lavori d ufficio o su segnalazione dell appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d opera nei casi previsti dall articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell articolo 190 del regolamento di attuazione del Codice (vedi ex all articolo 165 del dpr 554/1999). 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il 14/4815 programma esecutivo dei lavori di cui all articolo 19. Art Sospensioni ordinate dal R.U.P. 1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l ordine è trasmesso contemporaneamente all appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione. 2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all appaltatore e al direttore dei lavori. 3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili. 4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Art Penali in caso di ritardo 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all 1 (uno) per mille dell importo contrattuale. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell effettivo inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all articolo 13, comma 3; b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori. 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l appaltatore, in seguito all andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all articolo La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 6. L importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l articolo 21, in materia di risoluzione del contratto. Si ribadisce tuttavia quanto già precisato all art. 13, comma 6 in materia di consegna ed inizio lavori, all art. 14.c, comma 4 in materia di ultimazione delle fasi di intervento intermedie previste dal cronoprogramma ed all art. 21 in materia di risoluzione del contratto o di revoca dell aggiudicazione definitiva. 7. L applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. Art. 19 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 1. Entro 5 (cinque) (9) giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione. Il programma esecutivo deve essere coerente con il cronoprogramma di progetto e pertanto DEVE PREVEDERE ESPRESSAMENTE UNA PRESENZA CONTEMPORANEA DI ALMENO N. 4 SQUADRE DI OPERAI ADDETTI ALLA REALIZZAZIONE DELLE LAVORAZIONI PREVISTE IN PROGETTO 15/4816 (OGNI SQUADRA E STATA VALUTATA IN SEDE DI PROGETTO COMPOSTA DA 5 OPERAI) E DEVE PREVEDERE CHE I LAVORI SI SVILUPPINO PER 6 GIORNI ALLA SETTIMANA. Il programma esecutivo deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. (10) 2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. 3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma Ai fini dell applicazione delle penali di cui all articolo 18, comma 2, lettera d), si tiene conto del rispetto delle seguenti soglie del predetto programma, considerate inderogabili, a partire dalla data di consegna dei lavori: (11) a) effettivo inizio dei lavori contestuale alla consegna entro giorni 0 (zero) ; b) conclusione fase 1 entro giorni 35 (trentacinque) ; c) conclusione fase 2 ed ultimazione lavori entro giorni 60 (sessanta). Art. 20 Inderogabilità dei termini di esecuzione 1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione: a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b) l adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato; f) le eventuali controversie tra l appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l appaltatore e il proprio personale dipendente; h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria 16/4817 o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all articolo 18, né per l eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell articolo 21. Art. 21 Revoca dell aggiudicazione definitiva o risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 1. L eventuale ritardo imputabile all appaltatore nel rispetto dei termini per l ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale (cronoprogramma di progetto) superiore a 15 (quindici) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell articolo 136 del Codice dei contratti, o la revoca dell aggiudicazione definitiva. 2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. 3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma Sono dovuti dall appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 5. Qualora il ritardo di cui al comma 1 riguardasse l effettivo inizio dei lavori e dovesse superare i 5 (cinque) giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, l Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ovvero revocare l aggiudicazione definitiva e non addivenire alla formalizzazione del contratto qualora non ancora in essere. 17/4818 CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI Art Lavori a misura 1. Qualora in corso d opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui - articolo 43 - Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto - del regolamento di attuazione del Codice, comma 9(ex art. 45 del d.p.r. n. 554/1999), per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro a corpo, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto. 2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell articolo 39, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione a corpo. 3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori. 4. Nel corrispettivo per l esecuzione degli eventuali lavori a misura s intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. 5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall elenco dei prezzi unitari di cui all articolo 3, comma 3, del presente capitolato. 6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità. Art Lavori a corpo 1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 2. Nel corrispettivo per l esecuzione dei lavori a corpo s intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all articolo 5, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 4. L elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d asta in base al quale effettuare l aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. 5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella di cui all articolo 5, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. Art Lavori in economia 1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall articolo art. 18/4819 179 - Lavori in economia contemplati nel contratto del regolamento di attuazione del Codice (vedi ex art. 153, d.p.r. n. 554/1999) 2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella di cui all articolo 5, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri. Art Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d opera 1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori. 19/4820 CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA Art Anticipazione 1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione. Art Pagamenti in acconto 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro ,00 (centomila euro). 2. A garanzia dell osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell Art. 4. Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell esecutore e del subappaltatore comma 3 del regolamento di attuazione del Codice (vedi ex articolo 7, comma 2 d.m. ll.pp. n. 145/2000), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell articolo Stato di avanzamento lavori - del regolamento di attuazione del Codice (vedi ex articolo 168 dpr 554/1999), il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l indicazione della data di chiusura. 4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell articolo 195 Certificato per pagamento di rate (vedi ex articolo 169 dpr 554/1999), il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l indicazione della data di emissione. 5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 giorni, mediante emissione dell apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n Ai sensi dell articolo Art Pagamenti in acconto - comma 3 del regolamento di attuazione del Codice, (vedi ex articolo 114, comma 3 del dpr 554/1999) qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti dall appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall importo minimo di cui al comma In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 85% (ottantacinque per cento) dell importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 90% (novanta per cento) dell importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) (12) dell importo contrattuale medesimo. L importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell articolo 28. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all importo degli atti di sottomissione approvati. 8. Ai sensi dell articolo 48-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori; b) qualora l appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente; c) all accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all importo da corrispondere, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 20/48 Vedere altro
Comune di Prato Servizio Risorse Umane Concorso pubblico per l assunzione di n. 1 Funzionario Progettista Impianti (cat. D1) 1 Prova Scritta- Quiz con risposte esatte le risposte esatte sono sottolineate Dettagli Lavori Pubblici: la disciplina del collaudo dell opera Normativa e prassi
PROCEDURA IN ECONOMIA ex art. 125 del D. Lgs. n. 63/2006 per l affidamento del servizio di CONTROLLO INTEGRATO DELLE INFESTAZIONI ENTOMATICHE E MURINE PRESSO LE STRUTTURE UNIVERSITARIE Periodo: 1.3.2011 Dettagli POR CAMPANIA FESR 2007-2013 Asse 6-Obiettivo Operativo 6.1. PIU EUROPA della Città di Caserta
OGGETTO: Affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva sulla base del progetto preliminare ed esecuzione dei lavori, nonché affidamento dell incarico di coordinatore per la sicurezza in fase Dettagli 9. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano aumenti di spesa a carico del bilancio regionale.
Allegato sub. A alla Determinazione n. del Rep. C O M U N E D I T R E B A S E L E G H E P R O V I N C I A D I P A D O V A CONVENZIONE INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, Dettagli COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI PERMESSO DI COSTRUIRE
Modello da compilarsi a cura del dichiarante, direttore lavori e impresa esecutrice opere Sportello per l Edilizia COMUNE DI VENEZIA DIREZIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA Sede di Venezia - San Marco 4023 Dettagli Le novità per gli appalti pubblici
Contratto-tipo di cui all articolo 28, comma 1, lettera e), del Decreto legislativo n. 28/2011 Codice identificativo n. [numero progressivo da sistema] CONTRATTO per il riconoscimento degli incentivi per Dettagli Il Termine di Esecuzione Lavori
Il Termine di Esecuzione Lavori Il carattere non essenziale del termine Di regola negli appalti di lavori pubblici il termine contrattuale di ultimazione non è essenziale (art. 1457 del cod.civ.). Come Dettagli CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI. TITOLO IV DEL D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Arezzo, 06 maggio 2011
CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI TITOLO IV DEL D.Lgs. 81/08 e s.m.i Arezzo, 06 maggio 2011 Dott. DAVIDDI Paolo STOLZUOLI Stefania Tecnici di Prevenzione Dipartimento della Prevenzione Azienda USL 8 - Arezzo Dettagli REPUBBLICA ITALIANA SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO 1.1.2016 31.12.2018. CIG
CIRCOLARE N. 13/E Direzione Centrale Accertamento Roma, 11 marzo 2011 OGGETTO : Attività di controllo in relazione al divieto di compensazione, in presenza di ruoli scaduti, di cui all articolo 31, comma Dettagli Art. 1: Modalità di distribuzione dei compiti che danno diritto all incentivo 4. Art. 2: Ripartizione Generale dell incentivo fra le attività 4
Regolamento per la ripartizione e l erogazione dell incentivo ex art. 92 D. lgs. 163/06 e s.m.i. 1 INDICE TITOLO I :PREMESSA 3 Art. 1: Modalità di distribuzione dei compiti che danno diritto all incentivo Dettagli VIT S.R.L. CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE DENOMINATA CHALET PINETA IN COMUNE DI CEVO (BS)
VIT S.R.L. CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE DENOMINATA CHALET PINETA IN COMUNE DI CEVO (BS) Art. 1 - Oggetto dell affidamento L oggetto dell affidamento Dettagli Prot. n. 536 Settore: Tecnico Rif.: AP/AP Class. 10-9-0 Arbus, 10/01/2014 F: 1_2012
Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all art 8, comma 4, del D.Lgs. 12 Dettagli DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI SASSARI UFFICIO TECNICO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL EDIFICIO SITO IN SASSARI IN LARGO PORTA NUOVA DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE Dettagli Ente Appaltante: Istituto Comprensivo Statale GIOVANNI FALCONE - VIA PISA - P.ZZA GIOVANNI XXIII - 95037 - SAN GIOVANNI LA PUNTA (PROV.
All. 2) al Disciplinare di gara Spett.le Istituto Comprensivo Statale GIOVANNI FALCONE Via Pisa - P.zza Giovanni XXIII 95037 - San Giovanni La Punta Oggetto: GARA PER L AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI Dettagli CONSORZIO VALLE CRATI
CONSORZIO VALLE CRATI ART. 31 Dlgs 267/2000 87036 RENDE (CS) Nr. 17 DETERMINAZIONE DELL UFFICIO TECNICO Del 16.10.2014 Prot. nr. 1833 OGGETTO: Gestione tecnica, operativa ed amministrativa di manutenzione Dettagli Pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012
Modello B) REGIONE ABRUZZO CONSIGLIO REGIONALE Servizio Amministrativo di Supporto alle Autorità Indipendenti Via Michele Iacobucci, 4 L Aquila acquisito di materiale di cancelleria per l Ufficio amministrativo Dettagli DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE
Sede legale: Via G. Cusmano, 24 90141 PALERMO C.F. e P. I.V.A.: 05841760829 Dipartimento Provveditorato e Tecnico Servizio Progettazione e Manutenzioni Via Pindemonte, 88-90129 Palermo Telefono: 091 703.3334 Dettagli Task-Force e Servizi Integrati di accompagnamento sulle attività negoziali
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL ART. 124 DEL D.LGS. 163/2006 E DELL ART. 326 DEL DPR 207/2010, PER L AFFIDAMENTO QUADRIENNALE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO. CIG: 30590339E1 DICHIARAZIONE Dettagli Condizioni generali di fornitura
IL DIRETTORE DEI LAVORI RUOLO E RESPONSABILITA (Alcune note del Consiglio dell Ordine) La figura giuridica del Direttore dei Lavori compare per la prima volta nel R.D. del 25.05.1895 riguardante il Regolamento Dettagli Allegato H SCHEMA DI CONTRATTO
Allegato H SCHEMA DI CONTRATTO AFFIDAMENTO ANNUALE DELLA GESTIONE DELLA CASA FAMIGLIA PER DISABILI ADULTI SITA IN LARGO FRATELLI LUMIERE, 36, NONCHÉ QUELLA DEL CENTRO DIURNO SE FINANZIATO DA ROMA CAPITALE Dettagli LEGGE REGIONALE 20 maggio 2014, n. 27. dalle fondamenta alla copertura un organismo edilizio funzionalmente autonomo.
Assessorato alla f amiglia, all Educazione ed ai Giov ani Municipio Roma III U.O. Serv izi Sociali, Educativ i e Scolastici Allegato n. 3 al Bando d Istruttoria Pubblica per l intervento Nuovi PercHorsi Dettagli IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: FUNZIONI E RESPONSABILITÀ
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: FUNZIONI E RESPONSABILITÀ (tratto da Linee guida per la qualificazione del procedimento di Lavori Pubblici - IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: FUNZIONI E RESPONSABILITÀ Dettagli CONTRATTO DI PRESTAZIONE IN REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
CONTRATTO DI PRESTAZIONE IN REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA L'Università degli Studi di Parma con sede in Parma, via Università n. 12 codice fiscale n. 00308780345 rappresentata dal Dettagli CIRCOLARE N. 37/E. Roma, 29 dicembre 2006
COMUNE DI CIVITAVECCHIA Provincia di Roma SERVIZIO LAVORI PUBBLICI AVVISO PUBBLICO PER L USO TEMPORANEO E SUPERFICIARIO DI UN AREA PUBBLICA SITA NEL PZ9 POLIGONO DEL GENIO Vista: IL DIRIGENTE la presenza Dettagli Capitolato Tecnico. Pagina 1
Corso di laurea in Ingegneria Edile CORSO DI SICUREZZA NEI CANTIERI Anno Accademico 2011/2012 Definire: Obbiettivi della lezione Rischi Interferenziali - DUVRI e PSC Rischi Propri - POS Conoscere gli aspetti Dettagli PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Comune di Grado Provincia di Gorizia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI, AI SENSI DELL ART.11 DELLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2002, Dettagli ed attesta numero iscrizione del forma giuridica
. (FAC-SIMILE ISTANZA DI PARTEZIPAZIONE) AL COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI DIREZIONE A.E.S. LAVORI PUBBLICI E PROGETTAZIONE VIA P. TOGLIATTI, 2 90037 PIANA DEGLI ALBANESI (PA) Il sottoscritto.... nato Dettagli OPERATIVA LA COMPENSAZIONE DEI DEBITI ERARIALI ISCRITTI A RUOLO
Numero circolare 3 Data 16/03/2011 Abstract: OPERATIVA LA COMPENSAZIONE DEI DEBITI ERARIALI ISCRITTI A RUOLO Entrano a regime le modalità per la compensazione delle somme iscritte a ruolo per debiti erariali, Dettagli Prefettura - U.T.G. di Roma Bando di Gara Procedura ristretta. Determina. Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice: I.1) Prefettura di Roma UTG - Via
DISCIPLINARE DI GARA Oggetto: procedura aperta indetta ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di pulizia della sede della Fondazione E.N.P.A.I.A. di viale Beethoven, Dettagli PER AZIENDE AVENTI ALLE PROPRIE DIPENDENZE SOLO IMPIEGATI (VERSIONE AGGIORNATA AL 23 GENNAIO 2015)
Procedura relativa alla gestione delle adesioni contrattuali e delle contribuzioni contrattuali a Prevedi ex art. 97 del CCNL edili-industria del 1 luglio 2014 e ex art. 92 del CCNL edili-artigianato del Dettagli ALL UFFICIO DI PIANO Via Garibaldi n. 1 08048 Tortolì ( Og ) Telefono 0782 600 715 Fax 0782 600711
1 ALL UFFICIO DI PIANO Via Garibaldi n. 1 08048 Tortolì ( Og ) Telefono 0782 600 715 Fax 0782 600711 www.plusogliastra.it plusogliastra@pec.it ISTANZA DI PARTECIPAZIONE LOTTO DESCRIZIONE BARRARE IL LOTTO Dettagli REGIONE PUGLIA. Bari, LORO SEDI
Prot. n. Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità Servizio Politiche Benessere sociale e pari opportunità Bari, Ai Soggetti beneficiari dei finanziamenti di Dettagli Il sottoscritto... nato il.. a... in qualità di... dell impresa... con sede in... via. n. telefono...n. fax... indirizzo e-mail...pec...
ALLEGATO A Istanza di inserimento nell Elenco operatori economici consultabile dall AGC 14 Trasporti e Viabilità Settore Demanio Marittimo Opere Marittime nelle procedure negoziate di cui all art. 125 Dettagli Verbale consegna lavori in via d urgenza
Mod. ATE.03.03 Pag.1 di pag 5 AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VERONA Finanziamento: Lavori: per la realizzazione di....in Comune di Importo lavori di appalto: Affidamento Dettagli CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO. Ai sensi dell art. 1, comma 2, lett. A) della legge 9 dicembre 1998 n 431
CIRCOLARE N. 45/E Roma, 12 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Aumento dell aliquota IVA ordinaria dal 20 al 21 per cento - Articolo 2, commi da 2-bis a 2-quater, decreto legge 13 agosto Dettagli GUARDIA DI FINANZA QUARTIER GENERALE BANDO DI GARA SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
GUARDIA DI FINANZA QUARTIER GENERALE BANDO DI GARA SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: Quartier Generale della Guardia di Dettagli Contratto d appalto per servizi di facchinaggio, trasporto e trasloco per le. sedi di alcune Direzioni Regionali dell Agenzia delle Entrate (Lotto.
LEGGE 27 LUGLIO, N.212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000 Art. 1. (Princìpi generali) 1. Le disposizioni della Dettagli Aggiunte e modifiche al Regolamento per le prestazioni e gli onorari per l architettura SIA 102 (2003)
Sezione della logistica Repubblica e Cantone Ticino Via del Carmagnola 7 Dipartimento delle finanze e dell'economia 6501 Bellinzona Divisione delle risorse Aggiunte e modifiche al Regolamento per le prestazioni Dettagli Provincia di Sassari. C.A.P. 07010 Via A. Mariani n 1 tel. 079 80 50 68 Fax 079 80 53 20
DISCIPLINARE GARA A PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DOVE HANNO SEDE GLI UFFICI DELLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO CIG: 5153273767 1. NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA Dettagli Regione Siciliana ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI TRAPANI U.O.B.C. N. 4 EDILIZIA PRIVATA
REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI TRAPANI U.O.B.C. N. 4 EDILIZIA PRIVATA Al Dirigente Responsabile della U.O.B.S. Dettagli PROVINCIA DI CROTONE STAZIONE UNICA APPALTANTE
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture BANDI-TIPO per l affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro nei settori ordinari Documento di Consultazione Dettagli REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA
REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA Approvato il 3 agosto 2011 Indice Disposizioni generali Art. 1 Oggetto del Regolamento Art. 2 Requisiti, obbligatorietà e modalità di iscrizione Art. 3 Casi particolari di prosecuzione Dettagli Condizioni generali di BKW Energie SA per la fornitura di energia elettrica a consumatori finali con libero accesso alla rete
Condizioni generali di BKW Energie SA per la fornitura di energia elettrica a consumatori finali con libero accesso alla rete CG di BKW I per la fornitura di energia elettrica a consumatori finali con Dettagli PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEI COMUNI DI VOLTERRA E CASTELNUOVO VAL DI CECINA A.S. 2012/2013 2013/2014
PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEI COMUNI DI VOLTERRA E CASTELNUOVO VAL DI CECINA A.S. 2012/2013 2013/2014 (CIG ) (CPV ) Io sottoscritto... nato a... il...... nella mia Dettagli DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 760 DEL 08/07/2014
PIEMONTE SERVIZI DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO PRESSO LE SEDI DELL EDISU PIEMONTE CIG 0143309652 DISCIPLINARE DI GARA 1 Art. 1 Premessa Il presente disciplinare costituisce, con il bando e il capitolato speciale Dettagli SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI SULLA CERTEZZA DEL DIRITTO NEI RAPPORTI TRA FISCO E CONTRIBUENTE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI SULLA CERTEZZA DEL DIRITTO NEI RAPPORTI TRA FISCO E CONTRIBUENTE VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTA la Dettagli BANDO DI GARA PER LA VENDITA MEDIANTE ASTA PUBBLICA DEL FABBRICATO EX SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE SOARZA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
COMUNE DI VILLANOVA SULL ARDA PROVINCIA DI PIACENZA ---------------------- Tel. 0523/837927 (n. 3 linee a ric. autom.) Codice Fiscale 00215750332 Fax 0523/837757 Partita IVA 00215750332 Prot. n 2868 BANDO Dettagli Giunta Regionale della Campania
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO AVVERTENZE PER LA REDAZIONE 1. La bozza di contratto proposta è da utilizzare come linea guida, potrà essere integrata e/o ridotta in funzione alle specifiche necessità. Dettagli IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELL OPERA PUBBLICA
Antonio Cirafisi Oronzo Passante IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELL OPERA PUBBLICA ESECUZIONE, VERIFICHE, PROVE, CONTESTAZIONI E RISERVE AGGIORNATO CON LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 12 LUGLIO 2011, Dettagli COMUNE DI NORMA. Regolamento Comunale per lo svolgimento di manifestazioni temporanee. (approvato con delibera C.C. n 7 DEL 28/02/2007)
genzia ntrate BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI E FINANZIAMENTI, CAPITALIZZAZIONI E APPORTI EFFETTUATI DAI SOCI O FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA (ai sensi dell articolo, Dettagli Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari
Legge 15 dicembre 1990, n. 386, come modificata dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari Art. 1. Emissione di assegno senza autorizzazione Dettagli COMUNE DI CALCIANO Provincia di Matera
Associazione intercomunale del Gemonese Gestione associata dell Ufficio Opere Pubbliche tra i Comuni di Gemona del Friuli, Montenars e Bordano. Prot. n. 5789 Bordano, 04.12.2014 POR FESR 2007 2013 Obiettivo Dettagli STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO LIV. Legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO LIV Legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. N. LIV Legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi Dettagli PUBBLICO INCANTO. TRASLOCO della BIBLIOTECA NAZIONALE Sagarriga Visconti Volpi di BARI Capitolato d oneri
Ministero per i Beni e le Attività Culturali DIPARTIMENTO PER I BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI PUBBLICO INCANTO TRASLOCO della BIBLIOTECA NAZIONALE Dettagli IL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO
Ai Gentili Clienti Fatturazione verso soggetti non residenti: le nuove regole dal 1 gennaio 2013 Con i co. da 324 a 335 dell unico articolo della L. 24.12.2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013), l ordinamento Dettagli http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
Pagina 1 di 6 DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 23 Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00037) Dettagli Ente aderente. Ente aderente. Ente aderente
STAZIONE UNICA APPALTANTE GUIDA ALLA CONVENZIONE AMBITO DI OPERATIVITA La si occupa dei seguenti appalti: lavori pubblici di importo pari o superiore ad 150.000,00 forniture e servizi di importo pari o Dettagli OPERE SPECIALI PREFABBRICATI
OPERE SPECIALI PREFABBRICATI (Circ. Min. 13/82) ISTRUZIONI SCRITTE (Articolo 21) Il fornitore dei prefabbricati e della ditta di montaggio, ciascuno per i settori di loro specifica competenza, sono tenuti Dettagli COMUNITÀ MONTANA ALTO SANGRO ALTOPIANO. DELLE CINQUEMIGLIA Castel di Sangro (AQ). BANDO DI GARA
COMUNITÀ MONTANA ALTO SANGRO ALTOPIANO DELLE CINQUEMIGLIA Castel di Sangro (AQ). BANDO DI GARA Oggetto: Affidamento, mediante appalto integrato e con procedura aperta, degli interventi per la Valorizzazione Dettagli REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO
COMUNE DI CISTERNA DI LATINA Medaglia d argento al Valor Civile REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 11.05.2009 a cura di : Dott. Bruno Lorello Dettagli Lavori in corso su ordinazione
OIC ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ PRINCIPI CONTABILI Lavori in corso su ordinazione Agosto 2014 Copyright OIC PRESENTAZIONE L Organismo Italiano di Contabilità (OIC) si è costituito, nella veste giuridica Dettagli COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANI Provincia Regionale di Caltanissetta
COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANI Provincia Regionale di Caltanissetta PIAZZA MUNICIPIO C.F.81000730853 P.IVA. 01556350856 BANDO DI GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE (periodo dall 01/01/2011 Dettagli COMUNE DI ALBIATE SOMMARIO. Provincia di Monza e della Brianza. 1. Oggetto del regolamento. 2. Ambito oggettivo di applicazione

References: articolo 53
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 8
 Art. 9
 Art. 12
 Art. 13
 Art. 19
 Art. 20
 Art. 21
 Art. 29
 Art. 30
 Art. 32
 Art. 36
 Art. 39
 Art. 43
 Art. 44
 Art. 45
 Art. 46
 Art. 48
 Art. 49
 Art. 59
 Art. 60
 Art. 61
 Art. 62
 Art. 63
 articolo 10
 articolo 90
 Art. 1
 articolo 1374
 Art. 2
 Art. 3
 articolo 53
 articolo 43
 articolo 132
 Art. 4
 articolo 61
 art. 3
 articolo 90
 Art. 5
 articolo 132
 articolo 43
 articolo 45
 articolo 184
 articolo 159
 articolo 38
 Art. 6
 Art. 7
 articolo 100
 articolo 131
 articolo 100
 articolo 131
 articolo 89
 articolo 40
 articolo 42
 articolo 132
 Art. 8
 articolo 106
 articolo 71
 Art. 9
 articolo 37
 articolo 2
 articolo 3
 articolo 4
 articolo 15
 Art. 12
 Art. 13
 articolo 153
 articolo 129
 articolo 11
 art. 18
 Art. 14
 Art. 14
 Art. 14
 art. 18
 articolo 14
 articolo 14
 articolo 14
 articolo 132
 articolo 190
 articolo 165
 articolo 19
 articolo 16
 articolo 14
 articolo 13
 articolo 21
 art. 13
 art. 14
 art. 21
 Art. 19
 articolo 18
 Art. 20
 articolo 14
 articolo 15
 articolo 16
 articolo 18
 articolo 21
 Art. 21
 articolo 136
 articolo 18
 articolo 43
 art. 45
 articolo 39
 articolo 3
 articolo 5
 articolo 5
 art. 18
 art. 153
 articolo 5
 Art. 4
 articolo 7
 articolo 168
 articolo 195
 articolo 169
 articolo 185
 articolo 114
 articolo 28
 articolo 48
 articolo 2
 articolo 118
 art. 125
 articolo 28
 articolo 31
 Art. 1
 Art. 2
 art. 92
 Art. 1
 Art. 1
 ART. 31
 ART. 124
 ART. 326
 ART.11
 art. 97
 art. 92
 art. 125
 art. 1
 Articolo 2
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 1
 Art. 1