Source: http://docplayer.it/9675017-Presiede-la-seduta-il-sig-avv-marco-cavicchioli-nella-sua-qualita-di-sindaco-e-sono-presenti-i-seguenti-sigg-ri.html
Timestamp: 2018-12-19 10:50:40+00:00

Document:
Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri: - PDF
Download "Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:"
1 C I T T À DI B I E L L A ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 015 DEL OGGETTO: U.T. PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO (P.I.S.U.) DENOMINATO BIELLA: RIVITALIZZAZIONE ECONOMICA E QUALIFICAZIONE URBANA TRA IL PIANO E BIELLA PIAZZO - REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA CIVICA CON RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX PALESTRA CURIEL (G.I.L.) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE L anno duemilaquindici il diciannove del mese di gennaio alle ore 15,30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri: PRESENTE ASSENTE CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X PRESA DIEGO VICE SINDACO X GAIDO GIORGIO ASSESSORE X ZAGO FULVIA ASSESSORE X BARRESI TERESA ASSESSORE X VARNERO VALERIA ASSESSORE X LA MALFA STEFANO ASSESSORE X SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale. Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. IL PRESIDENTE Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell argomento indicato in oggetto.
2 N. 015 DEL U.T. PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO (P.I.S.U.) DENOMINATO BIELLA: RIVITALIZZAZIONE ECONOMICA E QUALIFICAZIONE URBANA TRA IL PIANO E BIELLA PIAZZO - REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA CIVICA CON RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX PALESTRA CURIEL (G.I.L.) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LA GIUNTA COMUNALE Premesso: che con deliberazione della G.C. n. 151 del 15/04/2013, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA CIVICA CON RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX PALESTRA CURIEL (G.I.L.), per un importo complessivo di Euro ,00; che con Determinazione del Dirigente n. LLPP_702 del e con contratto Rep. n del 23 dicembre 2014 sono stati affidati i lavori di cui all oggetto all impresa Damiani Costruzioni S.r.l. con sede in Villanterio (PV) capogruppo mandataria del R.T.I. con la Elettrica Pavese di Osvaldo Del Bò & C. S.n.c. con sede in Pavia per l importo totale di Euro ,00 comprensivo di uro ,00 quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso e tenuto conto del ribasso offerto del 25,779 % sul prezzo a base d asta al netto degli oneri per la sicurezza; che in data 05/12/2013 si è proceduto alla consegna dei lavori la cui durata è stabilita in 450 giorni naturali e consecutivi e quindi con scadenza al ; che nel corso dei lavori si è ritenuto opportuno provvedere ad una perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell art. 132, comma 1, lett. b) e c) e comma 3 del D.Lvo 12/04/2006 n. 163 finalizzata al miglioramento dell opera ed alla sua funzionalità al fine di effettuare degli interventi aggiuntivi e complementari alle previsioni progettuali come meglio descritte nella Relazione Tecnica allegata alla Perizia. che in conseguenza di quanto sopra esposto il Settore Edilizia Pubblica ed Impianti del Comune di Biella ha redatto una perizia di variante e suppletiva che comporta addizioni e sottrazioni alle lavorazioni già previste oltre all introduzione di nuove lavorazioni, alle quali si può far fronte con un suppletivo di spesa, contenuto all interno del 20 % dell importo originario di contratto, così come prescritto dall art. 132 del D.Lvo 163/2006 ed al quale, comunque, si può far fronte e garantire copertura finanziaria nelle somme a disposizione dell Amministrazione Comunale, in particolare all interno della somma complessiva stanziata per l esecuzione dell opera; che tale perizia di variante e suppletiva prevede un ammontare per lavori da eseguire a netti Euro ,23 compresi gli oneri per la sicurezza; che il maggior importo netto dei lavori della suddetta perizia suppletiva è di ,23 equivalente ad un incremento di contratto del 10,00 %; che la suddetta perizia risulta composta dai seguenti elaborati:
3 Relazione di Perizia Suppletiva e di Variante; Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi; Computo metrico estimativo opere a misura, a corpo e incidenza sicurezza (importo di contratto) Computo metrico estimativo opere a misura, a corpo e incidenza sicurezza (Perizia di Variante e Suppletiva); Quadri comparativi; n. 30 elaborati di cui al seguente elenco: ELETTRICO ELE_0A Relazione di calcolo - ELE_01 Impianto forza e luce piano seminterrato 1:50 ELE_02 Impianto forza e luce piano rialzato 1:50 ELE_03 Impianto forza e luce piano primo 1:50 ELE_04 Impianto forza e luce piano secondo 1:50 ELE_05 Rilevazione Incendi e Antifurto piano seminterrato 1:50 ELE_06 Rilevazione Incendi e Antifurto piano rialzato 1:50 ELE_07 Rilevazione Incendi e Antifurto piano primo 1:50 ELE_08 Rilevazione Incendi e Antifurto piano secondo 1:50 ELE_09 Schemi unifilari - IDRONICA IDN_0A Relazione illustrativa e di calcolo - IDN_01a Scarichi e linee tecnologiche piano seminterrato sotto igloo 1:50 IDN_01b Scarichi e linee tecnologiche piano seminterrato 1:50 IDN_02 Scarichi e linee tecnologiche piano rialzato 1:50 IDN_03 Scarichi e linee tecnologiche piano primo 1:50 IDN_04 Scarichi e linee tecnologiche piano secondo 1:50 IDN_05 Scarichi e linee tecnologiche piano sottotetto 1:50 IDN_06 Scarichi e linee tecnologiche schema impianto - AERAULICA ARL_0A Relazione illustrativa e di calcolo - ARL_01 Impianto condizionamento piano seminterrato 1:50 ARL_02 Impianto condizionamento piano rialzato 1:50 ARL_03 Impianto condizionamento piano primo 1:50 ARL_04 Impianto condizionamento piano secondo 1:50 ARL_05 Impianto condizionamento piano sottocopertura 1:50 ANTINCENDIO ATC_01 Impianto di protezione archivi - piani seminterrato e secondo 1:50 STRUTTURALE STR_18_1 Fondo fossa vano ascensore carpenteria ed armatura 1:50 STR_18_3 Strutture portanti la ringhiera per scala interna 1:50 STR_18_4 Struttura a sostegno solaio sottotetto 1:50 STR_21 Piano seminterrato zona in ampliamento Muri di recinzione M4 M5 ed 1:50 M6. Carpenteria ed armatura STR_22 Strutture metalliche, a sostegno soletta piano terra in corrispondenza fori per passaggio impianti 1:50 che il quadro tecnico economico risulta come di seguito variato: A IMPORTO LAVORI DA DA AD AD A01 Importo lavori , ,04 A02 Oneri per la sicurezza , , , ,23 B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE B01 I.V.A. sui lavori (10 %) , ,92 B02 Arredamento , ,00 B03 Fondo ex art. 12 DPR 207/ , ,00 B04 Fondo realizzazione e/o acquisizione , ,00
4 opere d arte ( 2 %) L. 27/2012 Accantonamento 2 % art.92 D.Lvo B05 163/ , ,00 B06 Prove sui conglomerati ed acciai della struttura portante 2.265, ,73 B07 Sondaggi strutturali 9.990, ,97 B08 Redazione attestati di certificazione energetica 1.824, ,68 B09 Progettazione e direzione lavori opere strutturali e adeguamento sismico , ,32 B10 Rilievi strutturali, verifiche statiche e sismiche , ,99 B11 Progettazione e direzione lavori impianti elettrici , ,15 B12 Progettazione e direzione lavori impianti termici ed idrico sanitari , ,82 B13 Coordinamento alla sicurezza ex D.Lvo 81/ , ,66 B14 Economie ed imprevisti , ,74 B15 Pubblicazione bando di gara 3.630, ,00 B16 pagamento AVCP 600,00 600,00 B17 Collaudo statico opere strutturali 2.727, ,92 B18 Collaudo tecnico amministrativo e impianti , ,27 B19 Definizione interventi protez. compart. archivi 2.537, , ,00 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE , ,77 IMPORTO COMPLESSIVO , ,00 che la maggior spesa, quantificata in ,80 così suddivisa: ,00 per lavori; ,80 per IVA su lavori; risulta essere completamente assorbita dal quadro tecnico economico sopra esposto. Visti i pareri favorevoli ai sensi dell art. 49 D.P.R. 267/00; Con voti favorevoli, unanimi, palesi, Visti i pareri favorevoli ex art. 49 del D.P.R. n. 267/2000; Con voti favorevoli unanimi DELIBERA 1. di approvare per i motivi espressi in premessa tutti i suoi elementi la Perizia Suppletiva e di variante relativo ai lavori di REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA CIVICA CON RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX PALESTRA CURIEL (G.I.L.) ; 2. di approvare il Nuovo Quadro tecnico Economico di perizia così come segue:
5 Quadro Economico Perizia di variante e suppletiva REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA CIVICA CON RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX PALESTRA CURIEL (G.I.L.) A IMPORTO LAVORI A01 Importo lavori ,04 A02 Oneri per la sicurezza , ,23 B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE B01 I.V.A. sui lavori (10 %) ,92 B02 Arredamento ,00 B03 Fondo ex art. 12 DPR 207/ ,00 B04 Fondo realizzazione e/o acquisizione opere d arte ( 2 %) L. 27/ ,00 B05 Accantonamento 2 % art.92 D.Lvo 163/ ,00 B06 Prove sui conglomerati ed acciai della struttura portante 2 265,73 B07 Sondaggi strutturali 9 990,97 B08 Redazione attestati di certificazione energetica 1 824,68 B09 Progettazione e direzione lavori opere strutturali e adeguamento sismico ,32 B10 Rilievi strutturali, verifiche statiche e sismiche ,99 B11 Progettazione e direzione lavori impianti elettrici ,15 B12 Progettazione e direzione lavori impianti termici ed idrico sanitari ,82 B13 Coordinamento alla sicurezza ex D.Lvo 81/ ,66 B14 Economie ed imprevisti ,74 B15 Pubblicazione bando di gara 3.630,00 B16 pagamento AVCP 600,00 B17 Collaudo statico opere strutturali 2.727,92 B18 Collaudo tecnico amministrativo e impianti ,27 B19 Definizione soluzioni interventi protezione compartimentazione archivi 2.537,60 B20 Fornitura apparecchi illuminanti ,00 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ,77 IMPORTO COMPLESSIVO ,00 3. di dare atto che l importo dei lavori in seguito alla perizia subisce un incremento così come di seguito specificato: ,00 per lavori; ,80 per IVA su lavori; 4. di dare atto che la maggiore spesa complessiva di ,80 sarà allocata come segue: cap /9 (MU/PISU Realizzazione nuova biblioteca civica ex Curiel); cap /5 (CR2/PISU Realizzazione nuova biblioteca civica con recupero ex palestra Curiel); cap /8 (CS2/PISU Biella: rivitalizzazione economica e qualificazione urbana tra il piano e Biella Piazzo real. nuova bibl. civica); cap /11 (UE2/PISU Realizzazione nuova biblioteca civica ex Curiel); 5. di concedere alla ditta Damiani Costruzioni S.r.l. con sede in Villanterio (PV) capogruppo mandataria del R.T.I. con la Elettrica Pavese di Osvaldo Del Bò & C. S.n.c. con sede in Pavia una proroga al termine del 27/02/2015 di giorni 90 e quindi fino al 29/05/ di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l urgenza;
DELIBERAZIONE N. 409 del 9 Maggio 1996 PROT. N. 14458 pg 1
DELIBERAZIONE N. 409 del 9 Maggio 1996 PROT. N. 14458 pg 1 OGGETTO:.Lavori ampliamento Civico Cimitero I Lotto- I stralcio 4 perizia di variante L'anno millenovecentonovantasei, addì nove del mese di maggio

References: art. 132
 art. 132
 art. 12
 art.92
 art. 49
 art. 49
 art. 12
 art.92