Source: http://www.slideshare.net/jhonmetalurgiacivil/guia-auditoriaobras-publicas-23246681
Timestamp: 2015-10-09 19:08:56+00:00

Document:
Guia auditoria-obras publicas
INFORME TEMÁTICO SOBRE LA GESTIÓN P...
by ingdanyel
Guía metodológica para la elaboraci...
by CDGRD_N_S
Directiva adicionales de obra que n...
Flujo de caja_PERU CATOLICA
by Triunfador Puro
jhonmetalurgiacivil
Contraloría General de la RepúblicaGGUUÍÍAA DDEE AAUUDDIITTOORRÍÍAA DDEE OOBBRRAASSPPÚÚBBLLIICCAASS PPOORR CCOONNTTRRAATTAA2007
iÍNDICEA Siglas y abreviaturas ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- vB Tabla de cuadros generales ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- viiC Tabla de gráficos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- viiD Tabla de cuadros de procedimientos de auditoría a obras públicas ----------------------------------------------------------- ix1. Introducción ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12. Justificación ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13. Objetivos -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14. Alcances --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25. Marco legal ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26. Marco conceptual -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36.1 Eficacia, eficiencia, economía y legalidad------------------------------------------------------------------------------------- 36.2 Auditoría y auditoría gubernamental ------------------------------------------------------------------------------------------- 37. Conceptos generales --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 97.1 Proyecto de inversión pública ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 97.1.1 Proyecto de inversión ------------------------------------------------------------------------------------------------- 97.1.2 Ciclo de proyectos ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 97.1.3 Fases de un proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------------- 97.1.4 Etapas de un proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------------ 107.2 Obras públicas por contrata ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 117.2.1 Conceptos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 117.2.2 Etapas de la contratación de ejecución y supervisión de obras públicas -------------------------------- 127.2.3 Expediente técnico de obra ----------------------------------------------------------------------------------------- 137.2.4 Términos de referencia ----------------------------------------------------------------------------------------------- 157.2.5 Procesos de selección ------------------------------------------------------------------------------------------------ 157.2.6 Contratación ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 187.2.7 Ejecución contractual ------------------------------------------------------------------------------------------------- 197.2.7.1 Inicio del plazo de ejecución de la prestación --------------------------------------------------- 197.2.7.2 Control de adelantos ----------------------------------------------------------------------------------- 197.2.7.2.1 Adelantos directos ------------------------------------------------------------------- 207.2.7.2.2 Adelanto para materiales ----------------------------------------------------------- 207.2.7.3 Control de garantías ----------------------------------------------------------------------------------- 207.2.7.3.1 Garantía de fiel cumplimiento ----------------------------------------------------- 217.2.7.3.2 Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias --------------- 217.2.7.3.3 Garantía por adelantos ------------------------------------------------------------- 21
ii7.2.7.3.4 Garantía adicional por el monto diferencial de propuesta ---------------- 217.2.7.4 Ejecución de garantías ------------------------------------------------------------------------------- 227.2.7.5 Cuaderno de obra -------------------------------------------------------------------------------------- 227.2.7.6 Proceso constructivo y controles de calidad ----------------------------------------------------- 227.2.7.7 Valorizaciones de obra -------------------------------------------------------------------------------- 237.2.7.8 Facturaciones al supervisor -------------------------------------------------------------------------- 247.2.7.9 Prestaciones adicionales ----------------------------------------------------------------------------- 247.2.7.9.1 Mayores prestaciones de obra ---------------------------------------------------- 257.2.7.9.2 Ampliaciones de plazo y mayores gastos generales ------------------------ 257.2.7.9.3 Mayores prestaciones de servicio de supervisión --------------------------- 267.2.7.10 Intervención económica de la obra ---------------------------------------------------------------- 267.2.7.11 Resolución del Contrato de Obra ------------------------------------------------------------------ 277.2.7.12 Recepción de obra ------------------------------------------------------------------------------------- 277.2.7.13 Conformidad del servicio de supervisión --------------------------------------------------------- 287.2.7.14 Liquidación del contrato ------------------------------------------------------------------------------- 287.2.7.15 Solución de controversias ---------------------------------------------------------------------------- 297.2.8 Saneamiento legal ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 297.2.9 Supervisión de obra e informes mensuales --------------------------------------------------------------------- 297.2.10 Expediente de contratación ----------------------------------------------------------------------------------------- 308. Auditoría de obras públicas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 308.1. Conceptos ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 308.2. Características ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 308.3 Objetivos de la auditoría ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 318.4 Proceso de auditoría --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 329. Auditoría de obras públicas por contrata ----------------------------------------------------------------------------------------- 329.1. Definición ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 329.1.1 Características -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 339.2 Planificación de la auditoría ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339.2.1 Determinación de entidad a auditar ------------------------------------------------------------------------------- 339.2.2 Elaboración del plan y programa de auditoría ------------------------------------------------------------------ 349.2.3 Evaluación del control interno -------------------------------------------------------------------------------------- 359.3. Ejecución de la auditoría ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 369.3.1. Desarrollo de procedimientos --------------------------------------------------------------------------------------- 369.3.2 Comunicación de hallazgos y evaluación de descargos ---------------------------------------------------- 369.4. Informes de auditoría -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 379.4.1 Memorándum de control interno ----------------------------------------------------------------------------------- 38
iii9.4.2 Informes especiales --------------------------------------------------------------------------------------------------- 399.4.3 Informes administrativos --------------------------------------------------------------------------------------------- 419.4.4 Informes técnicos ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4310. Resumen de los objetivos de auditoría por cada etapa ------------------------------------------------------------------------ 4811. Anexos ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48A. Procedimientos de auditoría aplicados a obras públicas por contrata y servicios de supervisión porcontrato -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4812. Bibliografía ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12913. Glosario ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 132
vA. Siglas y abreviaturasAC Acción de controlAMC Adjudicación de menor CuantíaCGR Contraloría General de la RepúblicaCONSUCODE Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del EstadoCPM Método del Camino CríticoDGPM Dirección General de Programación Multianual del Sector PúblicoEEFF Estados FinancierosEF Economía y FinanzasILACIF Instituto Latinoamericano de Ciencias FiscalizadorasINDECOPI Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad IntelectualINEI Instituto Nacional de Estadística e InformáticaMAGU Manual de Auditoría GubernamentalMEF Ministerio de Economía y FinanzasNAGU Normas de Auditoría GubernamentalNIA Normas Internacionales de AuditoríaNTCI Normas Técnicas de Control Interno para el Sector PúblicoOATJ-PRO Oficina de Asesoría Técnica Jurídica - ProyectosOLACEFS Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras SuperioresOPI Oficinas de Programación e InversionesPAAC Plan Anual de Adquisiciones y ContratacionesPBI Producto Bruto InternoPCGA Principios de Contabilidad Generalmente AceptadosPCM Presidencia del Consejo de MinistrosPERT Evaluación de programa y técnica de revisiónPIA Presupuesto Inicial AprobadoPIP Proyecto de Inversión PúblicaPNDP Plan Nacional de Desarrollo PortuarioPROINVERSIÓN Agencia de Promoción de la Inversión PrivadaPOI Plan Operativo InstitucionalREP Red de Energía del PerúRUC Registro Único del ContribuyenteSEACE Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del EstadoSIAF Sistema Integrado de Administración FinancieraSNIP Sistema Nacional de Inversión PúblicaSNC Sistema Nacional de ControlTUO Texto Único OrdenadoUE Unidades EjecutorasUF Unidades Formuladoras
viiB. Tabla de cuadros generalesCuadro 1 : Marco Conceptual: Comparación entre los tipos de auditorías que efectúa el SNC --------------------- 8Cuadro 2 : Etapas de la Contratación: Aspectos relevantes ------------------------------------------------------------------ 12Cuadro 3 : Fases del proceso de auditoría a obras públicas ----------------------------------------------------------------- 32Cuadro 4 : Estructura del Informe Especial --------------------------------------------------------------------------------------- 39Cuadro 5 : Estructura del Informe Administrativo -------------------------------------------------------------------------------- 42Cuadro 6 : Ficha Técnica de la obra ------------------------------------------------------------------------------------------------ 44Cuadro 7 : Resumen de los objetivos de auditoría por cada etapa -------------------------------------------------------- 48C. Tabla de gráficosGráfico 1 : Examen Especial: Diagrama de Flujo del Proceso ---------------------------------------------------------------- 7Gráfico 2 : Proyecto de Inversión Pública: Fases del Ciclo de Proyectos- SNIP ----------------------------------------- 10Gráfico 3 : Proyecto de Inversión Pública: Diagrama de Flujo de las Etapas de Presentación y Evaluación delPerfil del Proyecto ante el MEF ----------------------------------------------------------------------------------------- 11Gráfico 4 : Ejecución Contractual: Tipos de Prestaciones Adicionales ------------------------------------------------------ 24
ixD. Tabla de cuadros de procedimientos de auditoría a obras públicas por contrata y servicios desupervisiónETAPA Nº 1: Necesidad de contratar la ejecución y supervisión de obrasC1 Cuadro Nº 1.1.1 Etapa Nº 1: Planificación de las contrataciones ---------------------------------------------------------------- 49C2 Cuadro Nº 1.2.1 Etapa Nº 1: Disposición de partidas presupuestales --------------------------------------------------------- 50C3 Cuadro Nº 1.3.1 Etapa Nº 1: Requerimientos de las contrataciones de las áreas usuarias ----------------------------- 51C4 Cuadro Nº 1.4.1 Etapa Nº 1: Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones --------------------------- 52C5 Cuadro Nº 1.4.2 Etapa Nº 1: Aprobación y difusión del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones--------------- 53ETAPA Nº 2: Organización de las contrataciones de obras y servicios de supervisiónC6 Cuadro Nº 2.1.1 Etapa Nº 2: Designación de la dependencia responsable de planificar los procesos decontrataciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54C7 Cuadro Nº 2.1.2 Etapa Nº 2: Designación de los Comités Especiales para los procesos de selección --------------- 55C8 Cuadro Nº 2.2.1 Etapa Nº 2: Formulación y aprobación del Expediente técnico – valor referencial ------------------- 56C9 Cuadro Nº 2.3.1 Etapa Nº 2: Elaboración del cronograma detallado de los procesos de selección -------------------- 58C10 Cuadro Nº 2.4.1 Etapa Nº 2: Registro del libro de actas y expedientes de contratación --------------------------------- 59ETAPA Nº 3: Bases y convocatoriaC11 Cuadro Nº 3.1.1 Etapa Nº 3: Elaboración de las bases de los procesos de selección------------------------------------ 60C12 Cuadro Nº 3.1.2 Etapa Nº 3: Aprobación de las bases de los procesos de selección------------------------------------- 62C13 Cuadro Nº 3.2.1 Etapa Nº 3: Convocatoria y difusión de los procesos de selección ------------------------------------- 63ETAPA Nº 4: Evaluación de propuestas y otorgamiento de buena proC14 Cuadro Nº 4.1.1 Etapa Nº 4: Formulación y absolución de consultas de las bases --------------------------------------- 65C15 Cuadro Nº 4.1.2 Etapa Nº 4: Formulación y absolución de las observaciones a las bases ----------------------------- 66C16 Cuadro Nº 4.1.3 Etapa Nº 4: Integración de las bases --------------------------------------------------------------------------- 68C17 Cuadro Nº 4.2.1 Etapa Nº 4: Recepción de propuestas ------------------------------------------------------------------------- 69C18 Cuadro Nº 4.2.2 Etapa Nº 4: Evaluación de propuestas ------------------------------------------------------------------------- 70C19 Cuadro Nº 4.3.1 Etapa Nº 4: Otorgamiento y difusión de la buena pro ------------------------------------------------------- 71C20 Cuadro Nº 4.3.2 Etapa Nº 4: Nulidad de los procesos de selección ---------------------------------------------------------- 73C21 Cuadro Nº 4.3.3 Etapa Nº 4: Declaración de desierto del proceso de selección ------------------------------------------- 74C22 Cuadro Nº 4.3.4 Etapa Nº 4: Cancelación del proceso de selección ---------------------------------------------------------- 75C23 Cuadro Nº 4.4.1 Etapa Nº 4: Aprobación de las exoneraciones ---------------------------------------------------------------- 76C24 Cuadro Nº 4.4.2 Etapa Nº 4: Sustentación de las causales de exoneración ------------------------------------------------ 77ETAPA Nº 5: Suscripción del contratoC25 Cuadro Nº 5.1.1 Etapa Nº 5: Citación a la suscripción del contrato ----------------------------------------------------------- 79C26 Cuadro Nº 5.1.2 Etapa Nº 5: Documentos legales para la suscripción del contrato -------------------------------------- 80C27 Cuadro Nº 5.2.1 Etapa Nº 5: Términos del contrato ------------------------------------------------------------------------------- 81C28 Cuadro Nº 5.2.2 Etapa Nº 5: Cláusulas obligatorias ------------------------------------------------------------------------------- 82C29 Cuadro Nº 5.2.3 Etapa Nº 5: Garantías de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------ 83
xC30 Cuadro Nº 5.3.1 Etapa Nº 5: Suscripción del contrato ---------------------------------------------------------------------------- 84C31 Cuadro Nº 5.3.2 Etapa Nº 5: Acciones seguidas ante la no suscripción del contrato por parte del contratista ---- 85ETAPA Nº 6: Ejecución del contratoC32 Cuadro Nº 6.1.1 Etapa Nº 6: Ejecución del contrato de obra – Definición del inicio del plazo contractual ---------- 86C33 Cuadro Nº 6.2.1 Etapa Nº 6: Ejecución del contrato de obra – Entrega de adelantos directos ------------------------ 87C34 Cuadro Nº 6.2.2 Etapa Nº 6: Ejecución del contrato de obra – Entrega de adelanto para materiales –-------------- 88C35 Cuadro Nº 6.2.3 Etapa Nº 6: Ejecución del contrato de obra – Amortización de adelantos directos ----------------- 89C36 Cuadro Nº 6.2.4 Etapa Nº 6: Ejecución del contrato de obra – Amortización de adelanto para materiales --------- 90C37 Cuadro Nº 6.3.1 Etapa Nº 6: Ejecución del contrato de obra – Garantías de fiel cumplimiento ------------------------ 91C38 Cuadro Nº 6.3.2 Etapa Nº 6: Ejecución del contrato de obra – Garantías de fiel cumplimiento por prestacionesaccesorias --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 92C39 Cuadro Nº 6.3.3 Etapa Nº 6: Ejecución del contrato de obra – Garantías por adelantos -------------------------------- 93C40 Cuadro Nº 6.4.1 Etapa Nº 6: Ejecución del contrato de obra – Apertura del cuaderno de obra ----------------------- 94C41 Cuadro Nº 6.4.2 Etapa Nº 6: Ejecución del contrato de obra – Contenido del cuaderno de obra --------------------- 95C42 Cuadro Nº 6.5.1 Etapa Nº 6: Ejecución del contrato de obra - Proceso constructivo de la obra ----------------------- 96C43 Cuadro Nº 6.5.2 Etapa Nº 6: Ejecución del contrato de obra - Controles de calidad durante la ejecución de laobra ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 97C44 Cuadro Nº 6.6.1 Etapa Nº 6: Ejecución del contrato de obra – Pagos a cuenta - Valorizaciones -------------------- 98C45 Cuadro Nº 6.7.1 Etapa Nº 6: Ejecución del contrato de obra – Aprobación de las obras adicionales -------------- 100C46 Cuadro Nº 6.7.2 Etapa Nº 6: Ejecución del contrato de obra – Aprobación de ampliaciones de plazo y mayoresgastos generales ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 103C47 Cuadro Nº 6.8.1 Etapa Nº 6: Ejecución del contrato de obra – Cumplimiento de los procedimientos deadministración de controversias ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 105C48 Cuadro Nº 6.8.2 Etapa Nº 6: Ejecución del contrato de obra – Gestión legal de la defensa en el proceso deadministración de controversias ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 107C49 Cuadro Nº 6.9.1 Etapa Nº 6: Ejecución del contrato de supervisión de obra – Intervención económica----------- 108C50 Cuadro Nº 6.10.1 Etapa Nº 6: Ejecución del contrato de supervisión de obra – Definición del inicio yculminación del plazo contractual--------------------------------------------------------------------------------------------------- 109C51 Cuadro Nº 6.11.1 Etapa Nº 6: Ejecución del contrato de supervisión de obra –Entrega de adelantos directossegún el contrato ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 110C52 Cuadro Nº 6.11.2 Etapa Nº 6: Ejecución del contrato de supervisión de obra –Amortización adelantos directos- 111C53 Cuadro Nº 6.12.1 Etapa Nº 6: Ejecución del contrato de supervisión de obra –Garantías de fiel cumplimiento--- 112C54 Cuadro Nº 6.12.2 Etapa Nº 6: Ejecución del contrato de supervisión de obra –Garantías por adelantos------------ 113C55 Cuadro Nº 6.13.1 Etapa Nº 6: Ejecución del contrato de supervisión de obra – Verificación del cumplimiento deobligaciones establecidas en el contrato de supervisión----------------------------------------------------------------------- 114C56 Cuadro Nº 6.13.2 Etapa Nº 6: Ejecución del contrato de supervisión de obra – Cumplimiento de plazos ---------- 116C57 Cuadro Nº 6.14.1 Etapa Nº 6: Ejecución del contrato de supervisión de obra – Pagos parciales --------------------- 117C58 Cuadro Nº 6.15.1 Etapa Nº 6: Ejecución del contrato de supervisión de obra – Aprobación de las prestacionesadicionales -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 118C59 Cuadro Nº 6.16.1 Etapa Nº 6: Ejecución del contrato de supervisión de obra – Cumplimiento de losprocedimientos de administración de controversias --------------------------------------------------------------------------- 120C60 Cuadro Nº 6.16.2 Etapa Nº 6: Ejecución del contrato de supervisión de obra – Gestión legal de la defensa enel proceso de administración de controversias ---------------------------------------------------------------------------------- 121
xiETAPA Nº 7: Conformidad de la PrestaciónC61 Cuadro Nº 7.1.1 Etapa Nº 7: Conformidad de recepción de la obra --------------------------------------------------------- 122C62 Cuadro Nº 7.1.2 Etapa Nº 7: Conformidad del servicio de supervisión de obra ------------------------------------------- 124C63 Cuadro Nº 7.2.1 Etapa Nº 7: Formulación y aprobación de la liquidación del contrato de obra ------------------------ 125C64 Cuadro Nº 7.2.2 Etapa Nº 7: Formulación y aprobación de la liquidación del contrato de supervisión--------------- 127
1GUIA DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATA1. INTRODUCCIÓNLa Guía de Auditoría de Obras Públicas por Contrata constituye un documento de orientaciónindispensable para los auditores y personal relacionado con la Auditoría Gubernamental yproporciona una metodología para la evaluación y control de las obras públicas, con base enlas técnicas de auditoría y en el desarrollo del ciclo de vida de los Proyectos de InversiónPública; para ello, se definen criterios de análisis de gestión y control, que posibiliten lasistematización de procedimientos de auditoría necesarios para la optimización de laejecución de una auditoría a obras públicas, por parte de los órganos integrantes del SistemaNacional de Control (SNC).La auditoría, entendida como un proceso flexible en el tiempo, incorpora nuevos sistemas,métodos y procedimientos orientados a mejorar la eficiencia del control; asimilando lainnovación de la normativa técnico legal en el país y la experiencia internacional en auditoría.En ese sentido esta Guía se formula sobre la base del marco legal establecido por el TextoÚnico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento,aprobados con Decreto Supremo Nºs 083 y 084-2004-PCM, ambos de 26.Nov.2004,respectivamente; no obstante ello, existe limitaciones a la presente Guía, tal como su noaplicación para auditoría a obras ejecutadas por las entidades públicas bajo el tipo deejecución presupuestaria directa (administración directa) o ejecución presupuestaria indirecta(encargo), cuyas modalidades no están contempladas en la citada Ley. Para la auditoría aobras contratadas bajo el marco de convenios internacionales, se aplicará las condicionesestablecidas en la Tercera Disposición Complementaria de la Ley citada, según corresponda.2. JUSTIFICACIÓNEs necesario uniformizar los procedimientos de auditoría en la ejecución de las acciones decontrol a las contrataciones de estudios y ejecución de obras del Estado, optimizando losprocesos mediante la implementación de un nuevo enfoque de control, de conformidad con loprevisto en el Plan Estratégico de la Contraloría General aprobado para el período 2004 –2006, el cual prevé como uno de sus Objetivos Generales “Modernizar y ampliar el controlgubernamental” y dentro de éste “Mejorar la calidad e intensificar las acciones de control,optimizando los procesos y actualizando las normas y procedimientos”.3. OBJETIVOSObjetivo GeneralEstablecer conceptos y procedimientos uniformes para la ejecución de una auditoríagubernamental a obras públicas del Estado por contrata, mediante la formulación de unametodología con enfoque de procesos.
2Objetivos EspecíficosPresentar de manera objetiva y ordenada conceptos y criterios técnicos de aplicaciónpara los procesos de desarrollo de los proyectos de Inversión Pública, particularmente enlo relacionado con la ejecución de obras públicas por contrata.Definir las etapas, objetivos, procedimientos, riesgos y efectos en el proceso de auditoríaa obras públicas por contrata, a base de la aplicación de los criterios de eficiencia,eficacia, economía y legalidad en las actividades que corresponden a la gestión deejecución de obras.4. ALCANCESLa Guía de Auditoría a Obras Públicas por Contrata establece los procesos y procedimientosque deben seguir los órganos integrantes del SNC en la ejecución de auditorías a obraspúblicas por contrata.El examen se desarrollará bajo el enfoque de auditoría por procesos o fases. Seestablecen procesos de auditoría a ser aplicados durante la ejecución del examen encada una de las etapas.5. MARCO LEGALPara el desarrollo de la presente Guía se ha tomado en cuenta fundamentalmente lanormativa que se indica a continuación:Constitución Política del Perú de 1993, promulgada el 29.Dic.1993.Normas de Auditoría Gubernamental. Lima, Perú: 1995; aprobada por R.C.Nº 162-95-CGel 22.Set.1995 y sus modificatorias aprobadas por R.C. Nº 141-99-CG del 25.Nov.1999,R.C. Nº 259-2000-CG del 07.Dic.2000; R.C. Nº 012-2002-CG del 21.Ene.2002 y R.C. Nº089-2002-CG del 09.May.2002.Ley Nº 26572, Ley General de Arbitraje, publicada el 03.Ene.1996.Manual de Auditoría Gubernamental. Lima, Perú, 1998; aprobado por R.C. Nº 152-98-CGdel 18.Dic.1998, y sus modificatorias aprobadas por R.C. Nº 141-99-CG del 25.Nov.1999Normas de Control Interno, aprobada por Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG de03.NOV.2006.Ley Nº 27293, Ley del Sistema de Inversión Pública (SNIP), publicada el 27.Jun.2000.Resolución de Contraloría Nº 036-2001-CG, Autorización Previa al Pago de Adicionales,publicada el 16.Mar.2001.Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, publicada el 11.Abr.2001Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría Generalde la República promulgada el 22.Jul.2002.Reglamento de la Ley Nº 27293, Ley del Sistema de Inversión Pública, aprobado por D.S.Nº 157-2002-EF del 02.Oct.2002.Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones delEstado, aprobado por D. S. N° 083-2004-PCM de 26.Nov.2004.Reglamento de la Ley Nº 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,aprobado por D. S. N° 084-2004-PCM de 26.Nov.2004.Ley Nº 28411, General del Sistema Nacional de Presupuesto, publicada el 25.Nov.2004.Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado del 18.Abr.2006.
3Decreto Supremo Nº 063-2006-EF del 16.May.2006 que modifica el Reglamento de la Leyde Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM.Decreto Supremo Nº 011-79-VC de 01.Mar.1979 y sus modificatorias.6. MARCO CONCEPTUAL6.1 Eficiencia, Eficacia, Economía y LegalidadToda organización debe evaluarse desde el punto de vista de la eficacia y la eficiencia,simultáneamente. La eficacia es una medida del alcance de resultados, mientras que laeficiencia es una medida de la utilización de los recursos en ese proceso. En términoseconómicos, la eficacia de una organización se refiere a su capacidad de satisfacer unanecesidad de la sociedad, mientras que la eficiencia es una relación técnica entre costosy beneficios.En ese sentido, el presente documento constituye una guía metodológica para ser usadapor los profesionales que ejercen la auditoría gubernamental; con enfoque de auditoría alos procesos de Obras Públicas por Contrata1; y que incluye el desarrollo deprocedimientos de auditoría con énfasis en la evaluación de los siguientes criterios degestión gubernamental: Eficacia, Eficiencia, Economía y Legalidad, entendidos como2:Eficacia: Referido al grado de cumplimiento de los objetivos y metas planificadas poruna entidad, programa o proyecto gubernamental, siguiendo la normativa vigente. En elcaso de contrataciones de obras se dará énfasis a la oportunidad y la puesta enoperación de la obra.Eficiencia: Es la relación existente entre los servicios contratados y los recursosutilizados para la ejecución de una obra y con un estándar de calidad pre establecido.Economía: Este criterio está relacionado con los términos y condiciones bajo loscuales se adquieren recursos obteniendo la cantidad requerida, a un nivel razonable decalidad, en la oportunidad y lugar apropiado y al menor precio posible.Legalidad: Es la revisión y comprobación de la aplicación de las normas legales,reglamentarias y estatutarias y su evaluación desde el punto de vista jurídico.6.2 Auditoría y Auditoría GubernamentalAuditoríaLa Auditoría, en razón de que es una disciplina que adopta diversos enfoques,presenta diversas definiciones. No existe una única definición de "Auditoría". Laevolución de la función de auditoría ha sido continua a lo largo del siglo XX, y estácaracterizada por el progresivo aumento de atribuciones y responsabilidades, con el1 PCM, 2004, Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por el D.S. Nº 083-2004-PCM y suReglamento aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM de 26.Nov.2004.2 Congreso de la República, 2002, Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Artículo6° y en la Novena Disposición Final.
4propósito fundamental de proporcionar informes a la gestión pública para garantizar sueficiencia. Sumariamente, se estima que las diversas corrientes de pensamiento,abordan las definiciones siguientes:La Auditoría se define como:Un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva, las evidenciasrelacionadas con informes sobre las actividades económicas y otras situaciones quetienen una relación directa con las actividades u operaciones, que se desarrollan enuna entidad pública o privada.Una recopilación, acumulación y evaluación de evidencias sobre información de unaentidad pública o privada, para determinar e informar sobre el cumplimiento entre lainformación y los criterios establecidos.Una sistemática evaluación de las operaciones y controles de una entidad pública oprivada, para determinar e informar si se siguen políticas y procedimientosaceptados, si se siguen las normas establecidas, si se utilizan los recursoseficientemente y si se han alcanzado los objetivos de la organización.Sobre la definición: “proceso sistemático”, se concibe que en toda auditoría debe existirun conjunto de procedimientos lógicos y organizados que el auditor debe cumplir parala recopilación y el análisis de la información que requiere para formular su conclusiónu opinión final. Estos procedimientos varían de acuerdo a las características de cadaentidad pública o privada, pero siempre deberán dar cumplimiento a las normasestablecidas: Normas Internacionales de Auditoría - NIA´s, para el sector privado; yNormas de Auditoría Gubernamental - NAGU, para el sector público (gubernamental).El Instituto Latinoamericano de Ciencias Fiscalizadoras - ILACIF (hoy OLACEFS),definió la auditoría como el: “examen objetivo, sistemático y profesional de las operacionesfinancieras y administrativas, efectuado con posterioridad a su ejecución con la finalidad deverificarlas, evaluarlas y elaborar un informe que contenga comentarios, conclusiones,recomendaciones, y, en el caso del examen de Estados Financieros, el correspondientedictamen profesional”. (ILACIF, 1981, p. VI-4).Desde la perspectiva gubernamental, la definición de auditoría, se expuso en laentonces Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, aprobada por Decreto Ley Nº19039 en 19713, que la definió como el: “examen objetivo, profesional de evidencias paradeterminar e informar sobre la correspondencia entre la información examinada y los criteriosestablecidos”.La evidencia se define como “cualquier información que utiliza el auditor para determinar sila información cuantitativa que se está auditando, se presenta de acuerdo con el criterioestablecido” (Arens, 1996, p. 185). El determinar los tipos y cantidades de evidencianecesaria y evaluar si la información cuantificable corresponde a los criteriosestablecidos es una parte importante de toda auditoría. El auditor debe estarcapacitado para entender los criterios que se utilizan y ser competente para conocerlos tipos y cantidad de evidencia que debe recopilar, a fin de llegar a una conclusiónadecuada después de haber examinado las evidencias.3 Congreso de la República, 1972, Reglamento de la Ley Orgánica N° 19039 del Sistema Nacional de Control, aprobado por D.S. Nº 001-72-CG.
5Auditoría Gubernamental“Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones financieras y/oadministrativas, efectuado con posterioridad a su ejecución, en las entidades sujetas alSistema Nacional de Control, elaborando el correspondiente informe.”4En conclusión, la auditoría verifica con posterioridad operaciones financieras,administrativas y evalúa la razonabilidad de estas, a base de criterios de legalidad,efectividad, eficiencia y economía.La auditoría gubernamental tiene los siguientes objetivos:Opinar sobre si los Estados Financieros de las entidades públicas presentanrazonablemente la situación financiera y los resultados de sus operaciones y flujosde efectivo, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados.Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias referidas ala gestión y uso de los recursos públicos.Establecer si se están logrando los objetivos y metas o beneficios previstos.Precisar si el sector público adquiere y protege sus recursos en forma económica yeficiente.Establecer si la información financiera y gerencial elaborada por la entidad escorrecta, confiable y oportuna.Identificar las causas de ineficiencias en la gestión o prácticas antieconómicas.Determinar si los controles gerenciales utilizados son efectivos y eficientes.Establecer si la entidad ha establecido un sistema adecuado de evaluación paramedir el rendimiento, elaborar informes y monitorear su ejecución.Recomendar medidas para promover mejoras en la Gestión Pública.Fortalecer el Sistema de Control Interno de la entidad auditada.Obtener evidencias suficientes, relevantes y competentes.Los órganos del SNC realizan en la actualidad tres tipos de auditorías, definidas en elMAGU5 como: Auditoría Financiera, Auditoría de Gestión y Examen Especial.Auditoría Financiera:Tiene por objetivo determinar si los estados financieros del ente auditado presentanrazonablemente su situación financiera, los resultados de sus operaciones y sus flujosde efectivo, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, decuyo resultado se emite el correspondiente dictamen.Auditoría de Gestión:Es un examen objetivo, sistemático y profesional de evidencias, realizado con el fin deproporcionar una evaluación independiente sobre el desempeño (rendimiento) de unaentidad, programa o actividad gubernamental, orientada a mejorar la efectividad,eficiencia y economía en el uso de los recursos públicos, para facilitar la toma dedecisiones por quienes son responsables de adoptar acciones correctivas y, mejorar larespondabilidad ante el público.4 Contraloría General, 1995, Normas de Auditoría Gubernamental (NAGU), aprobadas por Resolución de Contraloría Nº 162-95-CG del 22.Set.1995.5 Contraloría General, 1998, Manual de Auditoría Gubernamental (MAGU), aprobada por Resolución de Contraloría N° 152-98-CG de 18.Dic.98
6Examen EspecialEl examen especial es una auditoría que puede comprender la revisión y análisis deuna parte de las operaciones efectuadas por la entidad, con el objeto de verificar eladecuado manejo de los recursos públicos, así como el cumplimiento de la normativalegal y otras normas reglamentarias aplicables. Puede incluir también una combinaciónde objetivos financieros, operativos y de cumplimiento, o restringirse sólo a uno deellos, dentro de un área o asunto específico.a.Alcance del Examen EspecialMediante el examen especial se verifica en forma específica:El manejo financiero de recursos por una entidad durante un período determinado,en relación a la normativa legal y normas reglamentarias aplicables a la gestiónexaminada.El cumplimiento de la ejecución del presupuesto en relación a la normativa legal ynormas reglamentarias.Las denuncias de diversa índole.El cumplimiento de la normativa legal en relación a donaciones recibidas.El cumplimiento de la normativa legal en los procesos licitarios para contrataciónde obras o adquisición de bienes o servicios.El cumplimiento de operaciones de endeudamiento publico.El cumplimiento de contratos para la adquisición de bienes y/o servicios uobras públicas, celebrados por las entidades.b.Proceso del Examen EspecialEl proceso para llevar a cabo un examen especial comprenden las etapas de:planeamiento, ejecución y elaboración del informe.PlaneamientoComo el desarrollo del examen especial se encuentra focalizado en un área oasunto específico, las actividades que se cumplen durante la fase de planeamientoconsisten, básicamente, en la obtención de un adecuado entendimiento sobre losaspectos identificados que serán materia de examen, identificación de las líneas deautoridad y responsabilidad involucradas, el marco legal y las normasreglamentarias aplicables.EjecuciónEn la ejecución del examen especial el auditor efectúa pruebas de auditoría queconsidera apropiada a las circunstancias, para obtener evidencia suficiente,competente y pertinente (relevante) que soporte los hallazgos identificados6. Si enel transcurso de la fase de ejecución el auditor determina situaciones que se6 Contraloría General, 1998, Manual de Auditoría Gubernamental (MAGU), aprobada por R.C. N° 152-98-CG de 18.Dic.98 , Numeral 700 VisiónGeneral de la Parte IV Examen Especial.
7refieren a indicios razonables de comisión de delito, debe establecer el tipo deresponsabilidad que corresponde a los presuntos implicados, de conformidad conlo dispuesto en las normas de auditoría gubernamental emitidas por la ContraloríaGeneral de la República.InformeLa estructura del informe del examen especial es la señalada en la NAGU 4.40; encuanto a la estructura del informe especial, ella está consignada en la NAGU 4.50;finalmente la estructura del informe técnico, así como de los otros informes antesseñalados está desarrollada en el ítem Informes de Auditoría de la presente guía.En el Gráfico 1 se describe el proceso del examen especial; también en el Cuadro 1se describe una comparación conceptual e integral entre los tipos auditorías que seefectúan en el Sistema Nacional de Control.Gráfico 1 : Examen Especial: Diagrama de Flujo del ProcesoFuente y Elaboración: CGR
8Cuadro 1: Marco Conceptual: Comparación entre los tipos de Auditorías queefectúa el Sistema Nacional de ControlCaracterísticas Auditoría Financiera Auditoría de Gestión Examen Especial1.- ObjetivosExpresar opiniónsobre larazonabilidad de losEE.FF.Promover mejoras en laefectividad, eficiencia yeconomía en lasoperaciones y en loscontroles gerenciales.Establecer la correctaadministración de losrecursos públicos y elcumplimiento de lanormativa vigenteCombinar objetivosfinancieros, operativos y decumplimientoInvestigar denuncias,procesos licitarios ydonaciones.2.- AlcanceSistema Contable ylibros principales yregistros contablesde un períododeterminado.El examen se haefectuado deacuerdo con lasNAGA y NAGU.Eficacia, eficiencia yeconomía en lasoperaciones.Selección de áreas oasuntos teniendo en cuentamaterialidad, riesgos,sensibilidad, etc.El examen se ha efectuadode acuerdo con las NAGA yNAGU.Ejecución PresupuestalEficacia, eficiencia yeconomía de lasoperaciones.Verificación de legalidadSelección de áreas oasuntos teniendo en cuentamaterialidad y riesgos.El examen se ha efectuadode acuerdo con las NAGA yNAGU.3.- HabilidadesContabilidad-AuditoríaInterdisciplinario conentrenamiento continuoInterdisciplinario conentrenamiento contínuo.4.- Orientación Pasado Presente y Futuro Pasado, Presente y Futuro5.- UsuariosPoderes del Estadoy PúblicoPoderes del Estado yPúblicoPoderes del Estado,OrganismosConstitucionalmenteAutónomos y Público.6.- NormasPCGA, NICSNAGU y MAGUPrincipios deAdministración y prácticasde Buena gerenciaNAGU y MAGUPCGA y NICSPrincipios deAdministraciónNAGU y MAGU7.- Opinión Dictamen Conclusiones Conclusiones8.- Resultados deAuditoríaDictamen sobre losEE.FF. más InformeLargo de auditoría.Informe conteniendo,observaciones,conclusiones yrecomendaciones para laentidad examinada.Informe conteniendo,observaciones,conclusiones yrecomendaciones para laentidad examinada.Informe Especial.9.- ÉnfasisLos EE.FF.presentanrazonablemente lasituación financiera,resultados de lasoperaciones y flujosde efectivo de laentidad.Mejoras en la gestión,resultados, sistemasadministrativos y controlesgerenciales.Cumplimiento de lasnormativas legales vigentes.Mejoras en la gestión,controles gerenciales ysistemas administrativos.Fuente y Elaboración: CGR
97. CONCEPTOS GENERALES7.1 PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA7.1.1 Proyecto de InversiónSe entiende por Proyecto de Inversión Pública (PIP) a toda intervención limitada enel tiempo, que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear,ampliar, mejorar, modernizar o restablecer la capacidad productora de bienes oservicios; cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto y éstossean independientes de los otros7.7.1.2 Ciclo de ProyectosLas fases que contempla el Ciclo de Vida de los PIP son:PreinversiónInversión yPost-inversión8.El aspecto clave de este proceso lo constituye la obligación de que todo PIP tengacomo requisito previo a su ejecución, la de contar con estudios de preinversión quesustenten que es socialmente rentable, sostenible, concordante con loslineamientos de política establecidos por las autoridades correspondientes delsector y la Región, y se enmarque en los planes que se elaboren en el gobiernonacional y los gobiernos regionales y locales.7.1.3 Fases de un ProyectoPreinversión: Comprende la elaboración y evaluación de los estudios de perfil,pre-factibilidad y factibilidad.El perfil se elabora principalmente con información secundaria y preliminar. Tienecomo objetivo principal la identificación del problema y sus causas, los objetivosdel proyecto, la adecuada identificación de alternativas para la solución delproblema, y la evaluación preliminar de dichas alternativas. “Para evaluar lasalternativas de solución deben compararse los beneficios y los costos de la situación“con proyecto” respecto a la situación “sin proyecto”. La situación “sin proyecto” serefiere a la situación actual optimizada, que implica eliminar deficiencias de la operaciónen la situación actual a través de intervenciones menores o acciones administrativas.”9El estudio de pre-factibilidad tiene como objetivo acotar las alternativasidentificadas en el nivel de perfil, sobre la base de un mayor detalle deinformación. Incluye la selección de tecnologías, localización, tamaño y momentode inversión, que permitan una mejor definición del proyecto y de suscomponentes.7 Ministerio Economía y Finanzas (MEF), 2002, Reglamento de la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), aprobadopor D.S. Nº 157-2002-EF. del 02.Oct.20028 MEF, 2000, Ley Nº 27293 Ley del SNIP. publicada el 27.Jun.2000.9 MEF, 2002, Directiva Nº 004-2002-EF/68.01 Directiva General del SNIP, aprobada R.D. Nº 012-2002-EF/68.01
10El estudio de factibilidad tiene como objetivo establecer definitivamente losaspectos técnicos fundamentales como la localización, el tamaño, la tecnología,el calendario de ejecución, la puesta en marcha y lanzamiento, organización,gestión y análisis financieros.Inversión: Comprende el desarrollo de los estudios definitivos o expedientestécnicos y la ejecución del proyecto. Durante esta fase la ejecución del PIP debeceñirse a los parámetros bajo los cuales fue otorgada su viabilidad.Post inversión: Comprende la operación, mantenimiento del PIP ejecutado y laevaluación ex post. “Se entiende por evaluación ex post al proceso para determinarsistemática y objetivamente la eficiencia, eficacia e impacto de todas las actividadesdesarrolladas para alcanzar los objetivos planteados en el PIP.”10El Gráfico 2 muestra un diagrama de bloques de las Fases del Ciclo de Proyectos.Gráfico 2: Proyecto de Inversión Pública: Fases del Ciclo de Proyectos- SNIPFuente: MEF, 2000, Ley Nº 27293 del Sistema Nacional de Inversión Pública, publicada el 27.Jun.2000Elaboración: CGRLa elaboración del perfil es obligatoria. Las evaluaciones de prefactibilidad yfactibilidad pueden no ser requeridas dependiendo de las características delproyecto de inversión pública.117.1.4 Etapas de un ProyectoUn PIP pasa por etapas de evaluación antes de obtener la Declaración deViabilidad: a) Perfil, b) Prefactibilidad y c) Factibilidad (estas dos últimas en casofueran necesarias) tal como se muestra en el Gráfico 3: Etapas de Presentación y10 MEF, 2002, Reglamento de la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), aprobado por D.S. Nº 157-2002-EF. del02.Oct.200211 Congreso de la República, 2000, Ley N° 27293 Ley del Sistema nacional de Inversión Pública, de 27.JUN.2000. Artículo 6°
11Evaluación del Perfil ante el MEF. Asimismo, pasa por etapas previas antes deentrar en operaciones; y luego, antes del cierre del proyecto.La Oficina de Inversiones del MEF emite las directivas que regulan las fases de losPIP y el funcionamiento del Banco de Proyectos; asimismo, califica la viabilidad delos proyectos que se encuentren en la fase de Pre-inversión, pudiendo delegar alos sectores esta atribución total o parcialmente. Del mismo modo, en cada Sectordel órgano resolutivo se puede delegar esta atribución a las entidades pertinentesa su Sector. Conforman el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP): laDirección General de Programación Multianual del Sector Público (DGPM), asícomo los Órganos Resolutivos, las Oficinas de Programación e Inversiones (OPI),las Unidades Formuladoras (UF) y las Unidades Ejecutoras (UE) en cada Sector.Gráfico 3: Proyecto de Inversión Pública: Diagrama de Flujo de las Etapas dePresentación y Evaluación del Perfil del Proyecto ante el MEFFuente: MEF, 2000, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, MEFElaboración: CGR7.2 OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATA7.2.1 ConceptosSegún el marco del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, eltérmino de Obra se define como: “Construcción, reconstrucción, rehabilitación,remodelación, demolición, renovación y habilitación de bienes inmuebles, tales comoedificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros,
12que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/oequipos”12.De otro lado, existen trabajos con otras denominaciones que están definidos en el SNIP yen las normas de carácter presupuestal, como: Mantenimiento: “Conjunto de actividades,operaciones y cuidados necesarios para que la infraestructura, maquinaria, equipos y procesosconserven su condición normal de operación”13.En ese sentido, se puede adicionar al concepto de obra pública: “Cuando los trabajoscorrespondan según la Entidad a la actividad “Servicio” y se realicen sobre obrasejecutadas cuya aplicación modifique las características estructurales, geométricas,arquitectónicas, y/o paisajistas de dichas obras”.7.2.2 Etapas de la Contratación de Ejecución y Supervisión de Obras PúblicasEn el Cuadro 2 se muestran los aspectos más relevantes de las etapas en la contrataciónpara la ejecución y supervisión de una obra pública.Cuadro 2: Etapas de la Contratación: Aspectos relevantesEtapas de la ContrataciónAspectos relevantes en lacontratación de ejecución ysupervisión de obrasProcedimientos deAuditoríaNecesidad de contratarEstablecimiento de la necesidad decontratarDel C1 al C5Organización de las contratacionesDeterminación de la disponibilidadpresupuestalDeterminación de la disponibilidad delterreno-licenciasElaboración y aprobación del expedientetécnicoNombramiento del Comité EspecialDel C6 al C10Bases y convocatoriaElaboración de basesConvocatoriaDel C11 al C13Evaluación de propuestas yotorgamiento de buena proEvaluación de propuestasOtorgamiento de Buena ProDel C14 al C24Suscripción del contrato Suscripción del contrato de obra Del C25 al C31Ejecución del contratoEntrega de terrenoOtorgamiento de adelantosControl de garantíasCumplimiento del proceso constructivoAprobación de presupuestos adicionalesde obraAprobación de prestaciones adicionalespor servicios de supervisiónAprobación de ampliaciones de plazo ymayores gastos generalesControl de pago de valorizacionesControles de calidadCumplimiento del contratoDel C32 al C6012 PCM, 2004, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM, Numeral 38 de AnexoDefiniciones13 MEF, 2002, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado por D.S. Nº 157-2002-EF Numeral 17 de Glosario deTérminos.
13Conformidad de la prestación Recepción de obra y conformidad delservicioLiquidación del contratoDel C61 al C64Fuente y Elaboración: Gerencia de Obras y Evaluación de Adicionales7.2.3 Expediente Técnico de ObraEs el conjunto de documentos que comprende:a. Memoria descriptiva,b. Especificaciones técnicas,c. Planos de ejecución de obra,d. Metrados,e. Valor referencial (presupuesto de obra),f. Análisis de precios unitarios,g. Calendario valorizado de avance de obras,h. Fórmulas polinómicas,si el caso lo requiere, se puede incluir:i. Estudios de suelos,j. Estudio geológico,k. Estudio de impacto ambiental,l. Estudio básico de ingeniería, u otros complementarios.En el expediente técnico se define y sustenta el objeto, costo, plazo, características y otrascondiciones necesarias para adecuada ejecución de la obra en particular por ejecutar, porlo que su elaboración debe contar con el respaldo técnico necesario, verificando quecorresponda a su naturaleza y condiciones especiales de la ley.A. Memoria DescriptivaEs la descripción detallada del Proyecto, comprende aspectos relacionados con:Introducción, antecedentes, estado actual de la obra, vías de acceso, estrategia paradesarrollo de los trabajos, medidas de seguridad, tolerancias, entre otros.Señala la justificación técnica de acuerdo a la evaluación del estado de la obra,debiendo precisarse las diversas consideraciones técnicas, cuya índole depende deltipo de obra a ejecutar y que exigen el desarrollo de un conjunto de trabajos señaladosen el expediente técnico. De igual manera se señala en forma precisa los objetivos aalcanzar con el desarrollo de la obra o trabajos planteados.Otros aspectos a considerar son: Situación geográfica del proyecto, condicionesambientales, hidrológicas, geológicas, viales, altitud, topografía, sistemas decomunicaciones en obra, control sanitario, almacenamiento de materiales, de canteras,suministro de agua, energía eléctrica, entre otros.B. Especificaciones TécnicasConstituyen un conjunto de reglas vinculadas a la descripción de los trabajos, métodode construcción, calidad de los materiales, sistemas de control de calidad (según eltrabajo a ejecutar), métodos de medición y condiciones de pago requeridas en laejecución de la obra. Cada una de las partidas que conforman el presupuesto de obradebe contener sus respectivas especificaciones técnicas, detallando las reglas quedefinen las prestaciones específicas.
14C. Planos de Ejecución de ObraSerán elaborados de tal forma que reflejen exactamente cada uno de los componentesfísicos de la obra, pueden ser en dos o tres dimensiones. Comprenderá planos enplanta, perfil, cortes, detalles, etc.D. MetradosLos metrados constituyen la expresión cuantificada (por partidas) de los trabajos deconstrucción que se han programado ejecutar en un plazo determinado; asimismo, sonnecesarios para determinar el presupuesto de obra, por cuanto representan el volumende trabajo por cada partida. Los metrados deben estar adecuadamente sustentados(mediante planillas de cálculo), permitiendo con ello reducir los errores y omisiones quepudiera incurrirse en la presentación de las partidas14 integrantes del presupuestobase.E. Valor Referencial (Presupuesto de Obra)El valor referencial constituye el monto de la obra a ejecutar determinado a partir de laelaboración del presupuesto, que está compuesto por el costo directo, gastosgenerales, utilidad e impuestos. Está comprendido en el expediente Técnico de laObra, salvo en la modalidad “Concurso Oferta”, donde el postor ganador es el queelabora el expediente técncico de la obra 15.El costo directo se formula previa cuantificación de los metrados de obra y análisis deprecios unitarios. Por su parte, los gastos generales incluyen los gastos de personaltécnico, administrativo, empleados; gastos de oficina, seguros, materiales, servicio devehículos, entre otros; el costo total de los gastos generales se representa mediante unporcentaje del costo directo.F. Análisis de Precios UnitariosCada partida del presupuesto constituye un costo parcial, la determinación de cada unode los costos requiere de su correspondiente análisis de precios unitarios; es decir, lacuantificación técnica de la cantidad de recursos (mano de obra, materiales, equipo,maquinaria, herramientas, entre otros), que se requieren para ejecutar cada unidad dela partida y su costo. Los análisis de precios unitarios no incluyen IGV.G. Calendario Valorizado de Avance de ObraDocumento en el que consta la programación valorizada de la ejecución de la obraobjeto de la prestación, por periodos determinados en las Bases o en el Contrato.Contemplará la distribución del costo de la obra por partidas a ejecutar en el periodo deejecución de obra, concordante con la programación detallada en documentos como:PERT, CPM, Diagrama de Gantt.De acuerdo a la concepción adoptada para ejecutar la obra se establecerá lasecuencia de ejecución de las partidas correspondientes, quedando establecida la rutacrítica de la obra.14 PCM, 2004, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S.. Nº 084-2004-PCM. Numeral 43 del Anexode Definiciones Cada una de las partes o actividades que conforman el presupuesto de una obra.15 PCM, 2004, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S.. Nº 084-2004-PCM. Artículos 32° y 58°.
15H. Fórmulas PolinómicasEs la representación matemática de la estructura de costos de un presupuesto, y eselaborado de acuerdo al DS 011-79-VC complementado con los dispositivos vigentes,de tal forma que permita actualizar los costos aplicando los índices del INEI de acuerdoal área geográfica correspondiente. El número máximo de fórmulas polinómicas porobra es de 4 y como mínimo 1. En caso que en un contrato existan obras de diversanaturaleza, podrá emplearse hasta un máximo de ocho (8) fórmulas polinómicas.I. Estudios de Impacto AmbientalEn este estudio debe evaluarse el impacto ambiental, consignando sus respectivoscostos, por las medidas de mitigación a ser implementadas durante la ejecución de laobra y deben ser elaborados de acuerdo a la normativa vigente en la materia.J. Estudios Básicos de IngenieríaDe acuerdo a la naturaleza de la obra se ejecutarán Estudios Básicos (Topografía,mecánica de suelos, mecánica de rocas, entre otros) y Específicos (Canteras,estabilidad de taludes, partículas en suspensión en el agua, hidrología, precipitaciones,arcillas expansivas, acuíferos, calidad del agua, estudios sanitarios, entre otros), losque deben ser llevados a cabo por organismos competentes y debidamenteacreditados.7.2.4 Términos de Referencia16De acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, lostérminos de referencia son elaborados por la Entidad para efectos del proceso de selecciónde la prestación de servicios de consultoría de obras públicas; y consiste en la descripciónde las características técnicas y de las condiciones en que se ejecutarán dichasprestaciones. Asimismo, se define como consultor de obra17 a la persona natural o jurídicaque presta servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración deestudios de preinversión y elaboración del expediente técnico de obras, en la supervisiónde obras, así como en la elaboración de proyectos y la realización de inspección de obrascomo funcionario o servidor de entidades públicas.7.2.5 Proceso de SelecciónEs un procedimiento administrativo especial conformado por un conjunto de actos o hechosadministrativos que tiene por objeto la selección de la persona natural o jurídica con la cuallas entidades del Estado van a celebrar un contrato para la adquisición de bienes, lacontratación de servicios o la ejecución de una obra18.16 PCM, 2004, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 084-2004-.PCM de 26.Nov.2004Numeral54° del Anexo Definiciones17 PCM, 2004, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 084-2004-.PCM de 26.Nov.2004 Numeral12° del Anexo Definiciones.18 PCM, 2004, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 084-2004-.PCM de 26.Nov.2004 Numeral47° del Anexo Definiciones.
16Durante el proceso de selección, las entidades están en la obligación de resolver lassolicitudes y reclamaciones que formulen los participantes y postores con arreglo a lasnormas del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.El Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado constituye la última instanciaadministrativa y sus resoluciones son de cumplimiento obligatorio.Las Etapas del Proceso de Selección de las Contrataciones del Estado son:ConvocatoriaDebe contener obligatoriamente lo siguiente:Identificación, domicilio y RUC de la Entidad que convocaIdentificación del proceso de selecciónIndicación de la modalidad de selección, de ser el casoDescripción básica del objeto del procesoValor referencialLugar y la forma en que se realizará la inscripción o registro de participantesCosto del derecho de participaciónCalendario del proceso de selección.Registro de participantesEl registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hastaun (1) día después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestaspresentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes.La persona natural o jurídica que solicite participar en un proceso de selección y solicite sernotificado electrónicamente, para registrarse deberá consignar una dirección de correoelectrónico y mantenerla activa a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto enel Reglamento, deban remitirse.Consultas referidas a las BasesA través de las consultas, los participantes podrán solicitar la aclaración de cualquiera delos extremos de las Bases o plantear solicitudes respecto de ellas. El Comité Especialpublicará a través del SEACE, la absolución de las consultas, mediante un pliegoabsolutorio, debidamente fundamentado; las respuestas a las consultas se considerancomo parte integrante de las Bases y del contrato.Formulación y absolución de observaciones a las BasesLos participantes en procesos de selección podrán formular observaciones, debidamentefundamentadas, relativas al incumplimiento de las condiciones mínimas o de cualquierdisposición en materia de adquisiciones y contrataciones del Estado u otras normascomplementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección medianteescrito dirigido al Comité Especial o a través del SEACE.La absolución de las observaciones por el Comité Especial debe ser fundamentada, sehará de conocimiento oportuno y simultáneo de los participantes y se considerará comoparte integrante de las Bases del proceso. El procedimiento y plazo para tramitar lasobservaciones se fijará en el Reglamento. Cuando se acoja una observación, la correccióna que hubiere lugar se hará de conocimiento a todos los participantes.
17Integración de las BasesUna vez absueltas todas las consultas presentadas, las Bases quedarán integradas comoreglas definitivas y no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas porautoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular o de la máxima autoridadadministrativa de la entidad, según sea el caso.En los casos en que no se hubiere elevado al CONSUCODE el expediente respectivo,corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases conforme a lodispuesto en los pliegos de absolución de consultas y de absolución de observaciones; delo contrario, el proceso de selección resultará inválido. El Comité Especial no puedecontinuar con la tramitación del proceso de selección si no ha cumplido con publicar lasBases integradas a través del SEACE, bajo sanción de nulidad y sin perjuicio de lasresponsabilidades a que hubiere lugar.Recepción de propuestasLa presentación de propuestas y el otorgamiento de la Buena Pro en los procesos deLicitación o Concurso Público se realizarán en acto público en una o más fechas señaladasen la convocatoria, con presencia de Notario Público o Juez de Paz cuando en la localidaddonde se efectúe, no hubiera el primero. En todos los procesos de selección, sólo seconsiderarán como ofertas válidas aquellas que cumplan con los requisitos establecidos enlas Bases.Los resultados correspondientes en los casos de Licitación o Concurso se publican, y enlos demás se hacen de conocimiento por lo menos de los interesados.Evaluación de las propuestasEl método de evaluación y calificación de propuestas, debe permitir objetivamente unaselección de la calidad y tecnología requerida dentro de los plazos más convenientes y almejor valor total. El método deberá exigir la presentación de los documentos estrictamentenecesarios por parte de los postores.La evaluación de las propuestas es integral, realizándose en dos (2) etapas, la primera esla evaluación técnica, cuya finalidad es calificar la calidad de la propuesta, y la segunda esla evaluación económica, cuyo objeto es calificar el monto de la propuesta. Las propuestastécnicas y económicas se evalúan asignándoles puntajes de acuerdo a los factores ycriterios de evaluación y calificación que se establezcan en las Bases del proceso; enningún caso, y bajo responsabilidad del Comité Especial y del funcionario que aprueba lasBases, se establecerán en ellas factores cuyos puntajes se asignen utilizando criterios queno sean objetivos.Otorgamiento y difusión de la Buena ProEl otorgamiento de la Buena Pro se realizará en acto público, cuando se trate delicitaciones públicas, concursos públicos y adjudicaciones directas públicas, o en actoprivado, tratándose de adjudicaciones directas selectivas y adjudicaciones de menorcuantía.
18En la fecha señalada en las Bases, el Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro ala propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección, a travésde un cuadro comparativo, en el que se consignará el orden de prelación y el puntajetécnico, económico y total obtenidos por cada uno de los postores.Dentro del día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la buena pro,éste deberá ser publicado en el SEACE.7.2.6 ContrataciónUna vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la buenapro, se deben cumplir los plazos19 y procedimientos establecidos para suscribir el contrato.El contrato deberá celebrarse por escrito y se ajustará a la proforma incluida en las Basescon las modificaciones aprobadas por la Entidad durante el proceso de selección.Los contratos regulados por el TÚO de Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,incluirán necesariamente y bajo responsabilidad cláusulas referidas a20:GarantíasSolución de controversiasResolución del contrato por incumplimientoEl contrato entra en vigencia cuando se cumplan las condiciones establecidas para dichoefecto en las Bases y podrá incorporar otras modificaciones, siempre que no impliquenvariación alguna en las características técnicas, precio, objeto, plazo, calidad y condicionesofrecidas en el proceso de selección.En el caso de ejecución de obras, para la suscripción del contrato, el postor ganadordeberá cumplir los siguientes requisitos21:a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, salvo en loscontratos derivados de procesos de menor cuantía, en los que la Entidad deberá efectuarla verificación correspondiente ante el Registro Nacional de Proveedores.b) Garantías, salvo casos de excepción.c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso.Estos requisitos no serán exigibles cuando el Contratista sea otra Entidad, cualquiera seael proceso de selección, con excepción de las empresas del Estado que deben cumplirlos.Existen requisitos adicionales para la suscripción del contrato de obra:Presentar la constancia de capacidad de libre contratación22expedida por el RegistroNacional de Proveedores.19 PCM, 2004, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM. PCM, de 26.Nov.2004,Artículo 203° Plazos y Procedimientos para suscribir el contrato.20 PCM, 2004, del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 083-2004-PCM, de 26.Nov.2004, Artículo 41°Cláusulas obligatorias en los contratos.21 PCM, 2004, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por DS Nº 084-2004-PCM. de 26..Nov.2004 Artículo200 y 239°9° Requisitos para Suscribir Contratos y requisitos adicionales para la suscripción del contrato de obra, respectivamente.
19Designar al residente de la obra, cuando no haya formado parte de la propuestatécnica.Entregar el calendario de avance de obra valorizado en concordancia con elcronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programación de obraPERT-CPM concordante con el plazo, la misma que deberá ser presentada.Entregar el calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para laejecución de obra, en concordancia con el calendario de obra valorizado.7.2.7 Ejecución contractual7.2.7.1 Inicio del plazo de ejecución de la prestaciónPara los contratos de ejecución de obra, a efectos de realizar un control adecuadode su cumplimiento, se requiere establecer el inicio del plazo de ejecución de laobra en el calendario de avance de obra.El contrato entra en vigencia cuando se cumplan las condiciones establecidas paradicho efecto en las Bases y podrá incorporar otras modificaciones, siempre que noimpliquen variación alguna en las características técnicas, precio, objeto, plazo,calidad y condiciones ofrecidas en el proceso de selección. El inicio del plazo deejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente en que se cumplan lassiguientes condiciones23, que:a. Se designe al inspector o al supervisor, según corresponda;b. La Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo;c. La Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra;d. La Entidad entregue el Calendario de Entrega de Materiales e Insumosnecesarios, cuando en las Bases se hubiera establecido tal responsabilidadpor parte de la Entidad.e. Se haya entregado el adelanto directo al contratista, de haber sido solicitadopor éste, hecho que deberá cumplirse por la Entidad dentro del plazo de siete(7) días de haber recibido la garantía correspondiente.El Calendario Valorizado de Ejecución de Obra y el Calendario de Adquisición demateriales e insumos, se ajustarán a la fecha de inicio de obra.En contratos de Supervisión de Obra, estos tienen vigencia desde el día siguientede la suscripción del documento que lo contiene.7.2.7.2 Control de adelantosEl contratista tiene la posibilidad de requerir a la Entidad recursos económicos quele permita condiciones de financiamiento adecuadas para dar inicio a los trabajos ypara el desarrollo de los mismos.A solicitud del contratista, y siempre que haya sido previsto en las Bases, laEntidad podrá entregar adelantos, en los casos, montos y condiciones señalados22 MEF, 2006, Modificación del Reglamento de la ley de Contrataciones y Adquisiciones, D.S. Nº 063-2006-EF,del 16.May.2006, Artículo 7.17Capacidad de libre contratación.23 PCM, 2004, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM. de 26.Nov.2004,Artículo 240° Inicio del plazo de ejecución de obra.
20en el Reglamento. Para que proceda el adelanto, el contratista garantizará el montototal de éste.7.2.7.2.1 Adelantos directosPara contratos de ejecución de obra, los adelantos directos que enconjunto no deben exceder del veinte por ciento (20%)24del monto delcontrato original, deben solicitarse y entregarse dentro de los plazosestablecidos25. Su amortización se hará mediante descuentosproporcionales en cada una de las valorizaciones de obra.Para contratos de supervisión de obra, los adelantos que en ningúncaso excederán en conjunto el treinta por ciento (30%)26del monto delcontrato, se entregarán en la oportunidad establecida en las Bases oen el contrato. Su amortización se hará mediante descuentosproporcionales en cada uno de los pagos parciales que se efectúen.7.2.7.2.2 Adelanto para materialesAdelantos para materiales o insumos a utilizarse en el objeto delcontrato, lo que en conjunto no deben superar el cuarenta por ciento(40%)27 del monto del contrato original.Las solicitudes de otorgamiento deberán ser realizadas con laanticipación debida, y siempre que se haya dado inicio al plazo deejecución contractual, en concordancia con el calendario deadquisición de materiales e insumos presentado por el contratista; noprocederá su otorgamiento cuando las solicitudes se realicen conposterioridad a las fechas señaladas en dicho calendario. Suamortización se realizará de acuerdo a lo dispuesto en el DecretoSupremo Nº 011-79-VC de 01.Mar.1979 y sus modificatorias,ampliatorias y complementarias.7.2.7.3 Control de garantíasEl Estado busca garantizar el adecuado cumplimiento de los contratos de obra yasimismo, asegurar el correcto uso de los adelantos otorgados.De acuerdo a las condiciones reguladas en el Reglamento28para los contratos deejecución de obra, las garantías que deberán otorgar los contratistas son las de fielcumplimiento del contrato, fiel cumplimiento por prestaciones accesorias y por24 PCM, 2004, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM, de 26.Nov.2004, SubCapítulo II De los Adelantos del Capítulo III Normas Especiales para la ejecución de obras.25 PCM, 2004, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM, de 26.Nov.2004, Artículo244° Entrega del adelanto directo.26 PCM, 2004, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM, de 26.Nov.2004, Artículo228° Clases de adelantos.27 PCM. 2004, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM. de 26.Nov.2004, Artículo244° Entrega del adelanto directo.28 PCM, 2004, del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 084-2004 -PCM.de 26..Nov.2004, SubCapítulo IV De las Garantías del Capítulo I Disposiciones Generales de la Contratación del Título V Ejecución Contractual
21adelantos; y para la supervisión de obra, las de fiel cumplimiento del contrato, poradelantos y la adicional por el monto diferencial de propuesta. Los únicos mediosde garantía que debe presentar el contratista son la carta fianza o la póliza decaución, las mismas que deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y derealización automática en el país al requerimiento de la Entidad, siempre y cuandohayan sido emitidas por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de laSuperintendencia de Banca y Seguros.7.2.7.3.1 Garantía de fiel cumplimientoRequisito indispensable que el postor ganador debe entregar a laEntidad para suscribir el contrato. Esta garantía deberá ser emitida poruna suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato ytendrá vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación acargo del contratista, en el caso de servicios de supervisión, o hasta elconsentimiento de la liquidación final, en el caso de ejecución yconsultoría de obras.7.2.7.3.2 Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesoriasEn la contratación de obras que conllevan la ejecución de prestacionesaccesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividadesafines, se otorgará una garantía adicional por este concepto, deacuerdo con lo previsto en las Bases o en el respectivo contrato, lamisma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total delas obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentaciónen ningún caso.7.2.7.3.3 Garantía por adelantosLa Entidad sólo puede entregar los adelantos previstos en las Bases ysolicitados por el Contratista, contra la presentación de una garantíaemitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3)meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente deamortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Lapresentación de esta garantía no puede ser exceptuada en ningúncaso.Tratándose de los adelantos de materiales, la garantía se mantendrávigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacciónde la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdocon el desarrollo respectivo.7.2.7.3.4 Garantía adicional por el monto diferencial de propuestaEs aplicable cuando la propuesta económica fuese inferior al valorreferencial en más del diez por ciento (10%) de éste en los procesosde selección para la contratación de servicios
227.2.7.4 Ejecución de GarantíasCuando el Contratista no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento,no tiene derecho a interponer reclamo alguno. Una vez culminado el contrato, ysiempre que no existan deudas a cargo del contratista, el monto ejecutado le serádevuelto a éste sin dar lugar al pago de intereses. Tratándose de las garantías poradelantos, no corresponde devolución alguna por entenderse amortizado eladelanto otorgado.La Garantía de fiel cumplimiento y la Garantía adicional por el monto diferencial dela propuesta se ejecutarán, en su totalidad, sólo cuando la resolución por la cual laEntidad resuelve el contrato por causa imputable al contratista, haya quedadoconsentida o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declareprocedente la decisión de resolver el contrato. El monto de las Garantíascorresponderá íntegramente a la Entidad, independientemente de la cuantificacióndel daño efectivamente irrogado.La Garantiía de fiel cumplimiento y la Garantía por monto diferencial de propuestase ejecutarán cuando transcurran 3 días de haber sido requeridos por la Entidad, elcontratista no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo determinado en laliquidación final del contrato debidamente consentida o ejecutoriada. Esta ejecuciónserá solicitada por un monto equivalente al citado saldo a cargo del contratista.7.2.7.5 Cuaderno de obraEs el documento que, debidamente foliado, se abre a la fecha de entrega delterreno, debiendo ser firmado en todas sus páginas por el inspector o supervisor,según corresponda y por el residente, únicos autorizados para hacer anotacionesen él.En este cuaderno de obra se anotan los hechos más relevantes que ocurrandurante la ejecución de la obra, así como las órdenes, consultas y las respuestas alas consultas.7.2.7.6 Proceso constructivo y controles de calidadDe acuerdo con el principio de vigencia tecnológica29, la ejecución de una obradebe reunir condiciones de calidad además de modernidad tecnológica, quepermitan cumplir con efectividad los fines que se persiguen en la ejecución de unaobra, teniendo en cuenta el estricto cumplimiento de lo establecido en lasrespectivas especificaciones técnicas.La Entidad supervisará directamente o a través de terceros, todo el proceso deejecución, para lo cual el contratista deberá ofrecer las facilidades necesarias. Envirtud de este derecho, la Entidad tiene la potestad de aplicar los términoscontractuales para que el contratista corrija cualquier desajuste respecto delcumplimiento exacto de las obligaciones pactadas.29 PCM, 2004, TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - Ley Nº 26850, aprobado por D.S. Nº 083-2004-PCM. del 26.Nov.2004Artículo 3° Principios que rigen a las contrataciones y adquisiciones, numeral 7.
23El hecho que la Entidad no supervise los procesos, no exime al Contratista decumplir con sus deberes ni de la responsabilidad que le pueda corresponder,siendo el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de las obrascontratadas; asimismo, el plazo de responsabilidad a su cargo no podrá ser inferiora siete (7) años.El Contratista debe comunicar de inmediato a la Entidad de las fallas o defectosque advierta luego de la suscripción del contrato, sobre cualquier especificación obien que la Entidad le hubiere proporcionado; si la Entidad acoge lasobservaciones, deberá entregar las correcciones o efectuar los cambioscorrespondientes, empezando a correr nuevamente el plazo de la ejecución de laobra a partir de ese momento, de ser el caso.Las entidades contratantes deben cautelar, a través de la supervisión, que en lasobras en ejecución, se apliquen controles de calidad acordes con la naturaleza delcontrato.307.2.7.7 Valorizaciones de obraLa valorización de obra es la cuantificación económica de un avance físico en laejecución de la obra, realizada en un período determinado31.Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas elúltimo día de cada período previsto en las Bases o en el contrato, por el inspector osupervisor y el contratista. En las obras contratadas bajo el sistema a preciosunitarios se valorizará hasta el total de los metrados realmente ejecutados,mientras que en el caso de las obras bajo el sistema de suma alzada se valorizaráhasta el total de los metrados del presupuesto de obra.Los metrados de obra ejecutados serán formulados y valorizados conjuntamentepor el contratista y el inspector o supervisor, y presentados a la Entidad dentro delos plazos que establezca el contrato. El avance físico deberá ser sustentadomediante las planillas de metrado.A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones,por razones imputables a la Entidad, el Contratista tendrá derecho alreconocimiento de los intereses pactados en el contrato y, en su defecto, al interéslegal, de conformidad con el Código Civil.Las valorizaciones de obra y de adicionales serán ajustadas a través de lasfórmulas polinómicas de acuerdo a los dispuesto en el DS Nº 011-79-VC y susmodificatorias, ampliatorias y complementarias32.30 CGR. Gerencia de Obras y Evaluación de Adicionales.31 PCM, 2004 Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM, de 26.Nov.2004, Numeral57 del Anexo Definiciones,32 PCM, 2004, Reglamento de Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM. Artículo 256° Reajustes
247.2.7.8 Facturaciones al SupervisorTodos los pagos que la Entidad deba realizar a favor del Supervisor por conceptodel servicio objeto del contrato, se efectuarán después de ejecutada la respectivaprestación; salvo que por la naturaleza de ésta, el pago del precio sea condiciónpara la realización del servicio. La Entidad podrá realizar pagos periódicos alcontratista por el valor del servicio contratado en cumplimiento del objeto delcontrato, siempre que estén fijados en las Bases y que el contratista los solicitepresentando la documentación que justifique el pago y acredite la prestación delservicio.La Entidad deberá pagar las contraprestaciones en los plazos establecidos33; encaso de retraso en el pago, el Contratista tendrá derecho al pago de interesesconforme a lo establecido en las Bases o en el contrato, contado desde laoportunidad en que el pago debió efectuarse.7.2.7.9 Prestaciones adicionalesLos mayores costos que se generan en las obras frecuentemente obedecen a lanecesidad de ejecutar trabajos no señalados en los expedientes técnicos, y que seoriginan por errores o deficiencias en la elaboración de dichos documentos o asituaciones imprevisibles al momento de su formulación. Estas prestacionespueden ser materia de: adicionales de obra, servicios de supervisión yampliaciones de plazo; en el Gráfico 4 se ilustra el alcance de dichos conceptos.Gráfico 4: Ejecución Contractual: Tipos de Prestaciones AdicionalesFuente y Elaboración: Gerencia de Obras y Evaluación de Adicionales33 PCM. 2004, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM. Artículo 248° Plazos paralos pagos.Adicionales deObraAmpliacionesde PlazoTrabajoComplementarisMayoresMetradosAdicionales deServicios deSupervisiónPartidasNuevasMayoresMetrados PresupuestoAdicional deObraPresupuestoAdicional deSupervisiónMayoresGastosGeneralesPrestacionesAdicionales
257.2.7.9.1 Obras adicionales y reducciones de obraSe define como obra adicional: “Aquella no considerada en el expedientetécnico, ni en el contrato, cuya realización resulta indispensable y/onecesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal34”.Para fines de control gubernamental, es considerado presupuestoadicional de obra35 el mayor costo originado por la ejecución detrabajos complementarios y/o mayores metrados no considerados enlas Bases de Licitación o en el contrato respectivo, y que sonindispensables para alcanzar la finalidad del contrato, y siempre quesean derivados de:Hechos de naturaleza imprevisible al formularse las bases delicitación o al celebrarse el correspondiente contrato y hechosfortuitos o de fuerza mayor producidos con posterioridad a lasuscripción del contrato de obra.Determinados por actos administrativos orientados a subsanar,entre otros, omisiones o deficiencias en el expediente técnico.La Entidad podrá ordenar y pagar directamente la ejecución deprestaciones adicionales hasta el porcentaje establecido en la Ley Nº2841136; Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, asimismo,podrá reducir obras hasta el quince por ciento (15%).En el supuesto que resultara indispensable la realización de obrasadicionales mayores a dicho porcentaje, la Entidad, sin perjuicio de laresponsabilidad que pueda corresponder al proyectista, podrágestionarlas; para ello se requerirá contar con la aprobación del Titularde la Entidad o el Directorio de la empresa así como la autorización,previa a su ejecución y pago, de la Contraloría General de laRepública.Las obras ejecutadas sin cumplir dichos requisitos no generan derechoalguno a favor del Contratista por cuenta del Estado.7.2.7.9.2 Ampliaciones de plazo y mayores gastos generales37El contratista podrá solicitar la ampliación del plazo pactado por lassiguientes causales, siempre que modifiquen el calendario de avancede obra vigente:34 PCM, 2004, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM. Numeral 39 del AnexoDefiniciones35 CGR, 2000, Directiva Nº 012-2000-CG/OATJ-PRO para la autorización previa a la ejecución y pago de presupuestos adicionales de obra pública,aprobada por Resolución de Contraloría Nº 036-2001-CG.36 Hasta el año 2004 en las Leyes de Presupuesto del Sector Público, a partir del año 2005 en la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto37 PCM, 2004, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM. Sub Capítulo VIAmpliaciones de Plazo, Capítulo III Normas Especiales para la Ejecución de Obras, Título V Ejecución Contractual,
26Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratistaAtrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causasatribuibles a la EntidadCaso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazovigente de ejecución.Las ampliaciones de plazo darán lugar al pago de mayores gastosgenerales iguales al número de días correspondientes a la ampliaciónmultiplicados por el gasto general diario, salvo en los casos de obrasadicionales que cuenten con presupuestos específicos.7.2.7.9.3 Mayores prestaciones en la supervisiónSe considera que el contrato de supervisión es accesorio al contratode ejecución de obra, por estar directamente vinculados.En virtud de la ampliación de plazo otorgada por la ejecución deadicionales de obra, la Entidad aprobará las prestaciones adicionalesque requiera el contrato del Supervisor de la obra.Cuando en los casos distintos a los adicionales de obras, seproduzcan variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmode trabajo de la obra, autorizadas por la Entidad, y siempre queimpliquen mayores prestaciones en la supervisión, el Titular o lamáxima autoridad administrativa de la Entidad puede autorizarlas, bajolas mismas condiciones del contrato original y hasta por un máximo delquince por ciento (15%) del monto contratado de supervisión. Cuandodichas prestaciones superen dicho porcentaje, se requiere laaprobación previa de la Contraloría General de la República.387.2.7.10 Intervención Económica de la ObraLa Entidad podrá, de oficio o a solicitud de parte, intervenir económicamente laobra en caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulacionescontractuales que a su juicio no permitan la terminación de los trabajos.La intervención económica de la obra es una medida que se adopta porconsideraciones de orden técnico y económico con la finalidad de culminar laejecución de los trabajos, sin llegar al extremo de resolver el contrato. Si elContratista rechaza la intervención económica, el contrato será resuelto.Para la aplicación de la intervención económica se deberá tener en cuenta lodispuesto en la Directiva y demás disposiciones que dicte sobre la materia elCONSUCODE.38 PCM, 2004, TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - Ley 26850 y su Reglamento, aprobados por D.S. Nº 083 y 084-2004-PCM. Artículos 42° y 248°.
277.2.7.11 Resolución del Contrato de Obra39La Resolución del Contrato de obra determina la inmediata paralización de lamisma, salvo los casos en que, estrictamente por razones de seguridad odisposiciones reglamentarias de construcción, no sea posible.La parte que resuelve deberá indicar en su carta de resolución, la fecha y hora paraefectuar la constatación física e inventario en el lugar de la obra, con unaanticipación no menor de dos (2) días. En esta fecha, las partes se reunirán enpresencia de Notario Público o Juez de Paz, según corresponda, y se levantará unacta. Si alguna de ellas no se presenta, la otra levantará el acta. Culminado esteacto, la obra queda bajo responsabilidad de la Entidad y se procede a laLiquidación.En caso que la resolución sea por incumplimiento del Contratista, en la liquidaciónse consignarán las penalidades que correspondan, las que se harán efectivas,pudiendo la Entidad optar por culminar lo que falte de la obra medianteAdministración Directa o por convenio con otra entidad, previa convocatoria alproceso de selección que corresponda, de acuerdo con el valor referencialrespectivo.En caso que la resolución sea por causa atribuible a la Entidad, ésta reconocerá alContratista, en la liquidación que se practique, el cincuenta por ciento (50%) de lautilidad prevista, calculada sobre el saldo que se deja de ejecutar.7.2.7.12 Recepción de obra40Para verificar si el contratista a cargo de la ejecución de la obra, cuandocomunique su culminación, se ha ceñido estrictamente a lo establecido en losplanos, especificaciones técnicas y modificaciones debidamente aprobadas, laEntidad efectuará la recepción de la obra, en la cual además, realizará las pruebasque sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones yequipos.Para tal efecto, la Entidad nombrará al Comité de Recepción, el cual estaráintegrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamenteingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por elInspector o Supervisor.En un plazo no mayor de veinte (20) días de realizada su designación, el Comitéde Recepción, junto con el Contratista, procederá a verificar el fiel cumplimiento delo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuará las pruebasque sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones yequipos.39 PCM, 2004, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM. Art. 267º.40 PCM, 2004, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM. Sub Capítulo IXRecepción de Obra, Capítulo III Normas Especiales para la Ejecución de Obras, Título V Ejecución Contractual.
28Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procederá a larecepción de la obra, teniéndose por concluida la misma, en la fecha indicada porel contratista. El Acta de Recepción deberá ser suscrita por los miembros delComité, el contratista y su residente.De existir observaciones, éstas se consignarán en el Acta respectiva y no serecibirá la obra, disponiendo el contratista de un plazo establecido para subsanarlas observaciones, vencido el cual, el Comité de Recepción efectuará laverificación correspondiente, la que se sujetará a verificar la subsanación de lasobservaciones formuladas en el Acta, no pudiendo formular nuevas observaciones.De haberse subsanado las observaciones a conformidad del Comité de Recepción,se suscribirá el Acta de Recepción de Obra; pero, si dicho Comité constata laexistencia de vicios o defectos distintos a los antes formulados, sin perjuicio desuscribir el Acta de Recepción de Obra, informará a la Entidad para que éstasolicite al Contratista por escrito las subsanaciones del caso, siempre queconstituyan vicios ocultos.7.2.7.13 Conformidad del servicio de supervisiónLa conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria,quien deberá verificar, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condicionescontractuales.7.2.7.14 Liquidación del contratoSe da por culminado un contrato de ejecución o supervisión de obra cuando seaprueba la liquidación del mismo41, la cual se determina a partir del establecimientode la diferencia entre el monto final del contrato y el monto de los pagos a cuentaotorgados al Contratista.La liquidación del contrato de obra42 es elaborada y presentada a la Entidad por elContratista, según los plazos y requisitos establecidos, a partir de la recepción dela obra, debiendo la Entidad pronunciarse en un plazo máximo fijado en lanormativa correspondiente. Si el Contratista no presenta la liquidación en el plazoprevisto, su elaboración será responsabilidad exclusiva de la Entidad en idénticoplazo, debiendo notificarla al Contratista para su pronunciamiento dentro del plazonormado.La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, nosea observada por la otra dentro del plazo establecido.Toda discrepancia, respecto a la liquidación, se resuelve según las disposicionesprevistas para la solución de controversias, sin perjuicio del cobro de la parte no41 PCM, 2004, TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 083-2004-PCM. de 26.Nov.2004, Artículo 43°Culminación del contrato.42 PCM, 2004, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM., de 26.Nov.2004, SubCapítulo X Liquidación del Contrato de Obra, Capítulo III Normas Especiales para la Ejecución de Obras, Título V Ejecución Contractual.
INFORME TEMÁTICO SOBRE LA GESTIÓN PÚBLICA 22.JUL.2015 CGR
ingdanyel
Guía metodológica para la elaboración de Planes Departamentales para la Gesti...
Directiva adicionales de obra que no superan el 15 % cgr 10.dic.2013
Triunfador Puro
04 Control y Supervisión de Obras - Labores durante la obra - OAHQ
Omar Augusto Hidalgo Quispe
Evaluacion financiera (flujo_de_caja)
CURSO AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO: “FASE INFORME DE AUDITORÍA” - DR. MIGUEL AGU...

References: Resolución 
 Resolución 
 Artículo6
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 6
 Artículo 41
 Artículo200
 Artículo 7
 Artículo244
 Artículo228
 Artículo244
 resolución 
 Artículo 256
 Artículo 248
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Artículo 43