Source: http://formu.info/procedimiento-para-obtener-las-licencias-de-edificacin.html?page=2
Timestamp: 2019-03-22 04:43:49+00:00

Document:
EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LICENCIA
PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD – C
EMISIÓN Y CANCELACIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO DEL DERECHO DE TRÁMITE (DÌA 1º)
UNIFICACIÓN DE ANTECEDENTES (2º DÍA)
VERIFICACIÓN DE LA TITULARIDAD (2º DÍA)
CONVOCATORIA DE COMISIÓN TÉCNICA, VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA E INSPECCIÓN OCULAR(3º AL 5º DÍA)
EVALUACIÓN DE LAS COMISIONES TÉCNICAS CALIFICADORAS Y COMISIONES AD-HOC, DE SER EL CASO (DENTRO DE LOS 25 DÍAS POSTERIORES AL INGRESO DEL EXPEDIENTE)
NOTIFICACIÓN DEL ACTA DE VERIFICACIÓN Y DICTAMEN DE ARQUITECTURA
OTORGAMIENTO DE LICENCIA TEMPORAL – PROCEDIMIENTO OPCIONAL A SOLICITUD DEL ADMINISTRADO
PROGRAMACIÓN DE LAS COMISIONES DE ESPECIALIDADES
NOTIFICACIÓN DEL ACTA DE VERIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LAS ESPECIALIDADES DE INGENIERIA
De no tener observaciones se procede a la notificación de los resultados de las verificaciones administrativas, mediante oficio y adjuntando copias del Informe y Anexos respectivos, y se procede a la emisión de la Resolución de licencia de obra.
De presentarse observaciones se notificará mediante oficio al administrado los resultados de la verificación administrativa, en un plazo máximo de (2) días posteriores a la verificación, adjuntando copia del informe y Anexos respectivos, otorgándole un plazo de (5) días para subsanar las observaciones, pudiéndose ampliar dicho plazo hasta por (5) días adicionales a solicitud del administrado.
EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LICENCIA:
Luego de constatarse el cumplimiento de los requerimientos de la verificación administrativa se otorga la Resolución de Licencia definitiva.
De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 29476 las obras están sujetas a las Verificaciones Técnicas durante el proceso de ejecución de obra en las siguientes etapas:
a) Al inicio de la obra
b) Antes de que concluyan los trabajos de cimentación
c) Antes que se completen los trabajos de albañilería
d) Antes que se concluyan los trabajos de vaciado de techos
e) Antes de la culminación de las obras acabadas
a) Suspender o cesar en forma provisional la acción constructiva
b) Retirar bienes y equipos de la vía pública
c) Cualquier mandato de hacer para evitar daños a terceros, personales o materiales.
PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD – C:
El procedimiento se inicia en el Módulo de Atención al público de Obras Privadas en donde un arquitecto verifica que el expediente cumpla con los requisitos establecidos en el TUPA, en la Ley N° 29090, en la Ley N° 29476 y en sus respectivos Reglamentos. El expediente deberá presentarse en carpetas, sugiriéndose que los documentos y planos estén ordenados correlativamente y de acuerdo a lo indicado en la hoja de requisitos, a fin de proceder de manera más rápida con el acto de verificación de requisitos. Los requisitos de los procedimientos pueden ser solicitadas en el Módulo de Atención al Público o ingresando al Portal Municipal.
De la verificación de los requisitos se puede constatar lo siguiente:
Si se constata que no cuenta con todos los requisitos establecidos, se dará la opción del ingreso del expediente con el sello de 48 horas, para que en ese lapso de tiempo ingrese la documentación faltante.
De no cumplir con el plazo señalado el expediente será devuelto al administrado.
EMISIÓN Y CANCELACIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO DEL DERECHO DE TRÁMITE (DÌA 1º):
Si de la verificación se constata que el expediente cumple con los requisitos establecidos, entonces se emitirá el comprobante de pago por derecho a trámite de acuerdo a lo establecido en el TUPA, el cual podrá ser cancelado de la siguiente manera:
Luego de realizado el pago el administrado regresará al Módulo donde fue atendido para adjuntar el recibo de pago cancelado y sea derivado al Área de Trámite Documentario para el ingreso del expediente y asignación del número administrativo respectivo.
UNIFICACIÓN DE ANTECEDENTES (2º DÍA):
Luego de ingresado el expediente, se procede con la asignación del número de expediente básico, la unificación del expediente de solicitud del Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios y de los antecedentes, de contar con trámites anteriores de solicitudes de licencias.
VERIFICACIÓN DE LA TITULARIDAD (2º DÍA):
CONVOCATORIA DE COMISIÓN TÉCNICA, VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA E INSPECCIÓN OCULAR(3º AL 5º DÍA):
Luego de la verificación de la titularidad por el Área de Asesoría Legal de la Gerencia de Desarrollo Urbano, se procede a derivar el expediente a un precalificador asignado por la Subgerencia de Obras Privadas, Habilitaciones Urbanas y Catastro, para que realice la verificación previa a la evaluación de la comisión de arquitectura. De tratarse de una ampliación y/o remodelación se programa a la brevedad posible la inspección ocular, para comprobar que los antecedentes corresponden a lo existente en obra.
EVALUACIÓN DE LAS COMISIONES TÉCNICAS CALIFICADORAS Y COMISIONES AD-HOC, DE SER EL CASO (DENTRO DE LOS 25 DÍAS POSTERIORES AL INGRESO DEL EXPEDIENTE):
Luego de la verificación administrativa el expediente se dispone a la evaluación de la Comisión Técnica Calificadora de arquitectura y de corresponder, se solicitará la opinión de los delegados Ad Hoc de bomberos e INDECI. Asimismo en los casos que se requiera (ver D.A Nº 009-2008 Artículo 19º) el área competente del municipio evaluará el Estudio de Impacto Vial y el Estudio de Impacto Ambiental. Cabe mencionar que el pago realizado al Colegio de Arquitectos, INDECI y Bomberos, otorga al administrado el derecho de revisión por 02 oportunidades y de requerirse revisiones adicionales deberá adjuntar copia de los nuevos recibos cancelados.
NOTIFICACIÓN DEL ACTA DE VERIFICACIÓN Y DICTAMEN DE ARQUITECTURA:
Inmediatamente después de la evaluación indicada en el párrafo anterior se procede a la notificación mediante oficio con copia del Acta de Verificación y Dictamen. Si el dictamen de la Comisión Técnica y/o de ser el caso de la opinión de las Comisiones Ad Hoc es NO CONFORME se otorga un plazo de (15) días para subsanar las observaciones, debiendo el administrado recabar los planos con observaciones.
Si el resultado de la evaluación es conforme se programarán las evaluaciones de las especialidades de arquitectura.
OTORGAMIENTO DE LICENCIA TEMPORAL – PROCEDIMIENTO OPCIONAL A SOLICITUD DEL ADMINISTRADO:
De acuerdo a lo establecido en la Ley, con el dictamen conforme de arquitectura y de ser el caso con la opinión favorable de los delegados Ad hoc del INDECI y del Cuerpo General de Bomberos, el administrado podrá optar por iniciar las obras bajo una licencia temporal , adjuntando la sección del FUE ANEXO D con el sello de pago de la autoliquidación de la oficina de tesorería y la Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad Civil.
PROGRAMACIÓN DE LAS COMISIONES DE ESPECIALIDADES:
Luego de obtener el dictamen CONFORME en arquitectura, de ser el caso con la opinión favorable de los delegados Ad hoc del INDECI y del Cuerpo General de Bomberos y de ser el caso con la aprobación del Estudio de Impacto Vial y el Estudio de Impacto Ambiental, el expediente será programado para la evaluación de Estructuras, Instalaciones Eléctricas e Instalaciones Sanitarias. Cabe indicar que el pago realizado al Colegio de Ingenieros, otorga al administrado el derecho de revisión por (02) oportunidades.
NOTIFICACIÓN DEL ACTA DE VERIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LAS ESPECIALIDADES DE INGENIERIA:
Conforme se vayan emitiendo los dictámenes por especialidad, se notificará con copia de los mismos al administrado. Si el dictamen de la Comisión Técnica es NO CONFORME se otorga un plazo de (15) días para subsanar las observaciones, debiendo el administrado recabar los planos con observaciones.
(*) De acuerdo lo establecido en la Ley Nº 29476, Artículo 7º, Numeral 3, la municipalidad convocará a la comisión técnica en un plazo no mayor a (05) días. La comisión dispondrá de (20) días para la evaluación correspondiente. Asimismo en el Artículo 55.1º del Decreto de Alcaldía Nº 024-2008-VIVIENDA, Si alguna especialidad es observada por la comisión el plazo será suspendido y reanudado una vez presentada la subsanación de las observaciones.
Cuando el proyecto cuente con la evaluación conforme de las especialidades (Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Eléctricas e Instalaciones Sanitarias), de ser el caso con la opinión favorable de los delegados Ad Hoc y de ser el caso de los estudios que le correspondan, se procederá de acuerdo a lo establecido en los Artículos 57º y 58º de la Ley Nº 29090, para el otorgamiento de la Resolución de Licencia definitiva.
e) Antes de la culminación de las obras acabadas.
Verificar que la ejecución de obra coincida con el proyecto verificado y aprobado
Verificar el cumplimiento de las normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones y demás normas aplicables
Verificar que los procedimientos empleados por el constructor garanticen el mínimo de riesgo para los trabajadores de la obra y para los vecinos y sus ocupantes
: descargas -> MEF Licencia Edificacion -> Procedimientos
El presente Código de Edificación, reemplaza a toda Ordenanza que con anterioridad a éste hubiese sido dictada a los efectos de reglamentar...

References: RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Artículo 19
 Artículo 7
 Artículo 55
 Resolución