Source: http://docplayer.cz/2243490-Navrh-reseni-projektove-kancelare-krajskeho-uradu-zlinskeho-kraje-jana-slunska.html
Timestamp: 2017-04-28 17:04:08+00:00

Document:
Návrh řešení projektové kanceláře Krajského úřadu Zlínského kraje. Jana Slunská - PDF
Download "Návrh řešení projektové kanceláře Krajského úřadu Zlínského kraje. Jana Slunská"
1 Návrh řešení projektové kanceláře Krajského úřadu Zlínského kraje Jana Slunská Bakalářská práce 20092 3 4 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá návrhem řešení projektové kanceláře Krajského úřadu Zlínského kraje. Tato kancelář může pomoci krajskému úřadu zjednodušit a zefektivnit přípravu a realizaci projektů. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se zabývá charakteristikou projektové kanceláře, jejími činnostmi a personálním zajištěním. Analytická část řeší vznik této kanceláře a její přínos v praxi. Klíčová slova: Projektová kancelář, projekt, založení, zjednodušení, zefektivnění, přínosy, projektový management, manažeři. ABSTRACT In this Bachelor thesis I solved suggestion of project management office for the Krajský úřad in Zlínský kraj. This office helps krajský úřad simplify and streamline preparing of project work. This bachelor thesis has two parts. Theoretical part describes characteristic of project management office, its activities and project team. Analytical part solves foundation of this office and its benefits in practise. Keywords: Project management office, project, foundation, simplify, streamline, benefits, project management, managers.5 Tímto bych chtěla poděkovat paní Ing. Jitce Homolkové, Ph. D. vedoucí mé bakalářské práce a konzultantce paní Ing. Haně Šedové za cenné rady a připomínky, které mi v průběhu zpracování bakalářské práce poskytly.6 Řešení životních situací se musíme naučit dříve, než je můžeme řešit, ale učíme se tím, že je řešíme. Aristoteles7 OBSAH ÚVOD... 9 I TEORETICKÁ ČÁST PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PROCESY PROJEKTOVÉ KANCELÁŘE Hlavní procesy Podpůrné procesy FUNKCE PROJEKTOVÉ KANCELÁŘE ČINNOSTI PROJEKTOVÉ KANCELÁŘE ZALOŽENÍ PROJEKTOVÉ KANCELÁŘE PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTOVÉ KANCELÁŘE Projektový tým Projektový manažer Role projektového manažera Junior projektový manažer Senior projektový manažer Administrativní pracovník Finanční manažer Odborný pracovník II ANALYTICKÁ ČÁST VÝVOJ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ NA KRAJSKÉM ÚŘADĚ ZLÍNSKÉHO KRAJE POPIS SOUČASNÉHO STAVU ŘÍZENÍ PROJEKTŮ NA KRAJSKÉM ÚŘADĚ ZLÍNSKÉHO KRAJE Schéma řízení projektů na Krajském úřadě Zlínského kraje k NÁVRHY NOVÉHO ŘEŠENÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ NA KRAJSKÉM ÚŘADĚ ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH PROJEKTOVÉ KANCELÁŘE Č NÁVRH PROJEKTOVÉ KANCELÁŘE Č PRŮBĚH IMPLEMENTACE PROJEKTOVÉ KANCELÁŘE NÁVRHY A DOPORUČENÍ PRO ZAVEDENÍ PROJEKTOVÉ KANCELÁŘE NA KRAJSKÉM ÚŘADĚ ZLÍNSKÉHO KRAJE ZÁVĚR RESUMÉ SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM GRAFŮ... 508 SEZNAM PŘÍLOH... 519 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 9 ÚVOD Pro vypracování mé bakalářské práce jsem si vybrala téma Návrh řešení projektové kanceláře Krajského úřadu Zlínského kraje. Krajský úřad je významnou institucí, kde se každý den vytváří a realizuje mnoho rozvojových projektů. Vedení úřadu tak pro své rozhodování potřebuje ucelený přehled o všech projektech. Proto se stále více používaným pojmem současnosti stává projektová kancelář. V dnešní době tato instituce existuje v každé větší organizaci, která se zabývá tvorbou a realizací projektů. Projektovou kancelář chápeme především jako vlastníka procesů projektového řízení, který je motorem ve zlepšování procesů a kontrolorech jejich dodržování. Projektová kancelář dokáže zastřešit mnoho běžících projektů v organizaci. Primárně slouží jako koordinačně supportní jednotka a sekundárně jako rozvojová organizace projektových manažerů. Bakalářskou práci jsem rozdělila na dvě části. Teoretická část vychází z prostudované literatury. Popisuji zde projektovou kancelář, její činnosti a využití v organizaci. Charakterizuji projektovou kancelář od jejich procesů a funkcí až po založení projektové kanceláře. Dále se také zabývám personálním zajištěním projektové kanceláře, které je její nedílnou součástí. Vysvětlím zde obsazení projektové kanceláře jednotlivými pracovníky, uvedu členy projektového týmu a charakterizuji náplň práce jednotlivých pracovníků v projektové kanceláři. V analytické části popisuji vývoj řízení projektů na krajském úřadě, současný stav řízení projektů a uvádím zde návrhy řešení projektové kanceláře pro krajský úřad tak, aby co nejvíce přispěla k zefektivnění řízení projektů na krajském úřadě. Uvádím zde také postup pro zavádění projektové kanceláře do provozu a její využívání při každodenním řízení projektů. V návrzích a doporučeních jsem se zaměřila také na certifikaci vedoucích pracovníků a navrhla možnosti kurzů.10 I. TEORETICKÁ ČÁST11 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 11 1 PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Projektová kancelář je řídící organizační jednotka uvnitř organizace, která projekty nejen plánuje, realizuje a vyhodnocuje, ale také vynucuje jejich efektivnější realizaci a spolupráci při implementaci jednotlivých procesů projektů napříč celou organizací. Projektová kancelář je podpůrný orgán řízení projektu a je tvořena zpravidla vedoucím projektové kanceláře, manažery projektů a asistenty projektů. Určuje klíčové hráče pro každý projekt a jejich role, stejně jako to, kdo je odpovědný za komunikování a nastavení politiky ohledně výkonnostních charakteristik projektu. Projektová kancelář je rovněž zodpovědná za dosažení konsensu v případě sporů a za komunikaci faktů týkajících se výkonnosti projektu směrem k vedení dotčených obchodních jednotek i k vrcholovému managementu organizace. Projektová kancelář by se měla fyzicky nacházet v sídle organizace, protože její blízkost k jednotlivým oddělením, k vedení organizace a k týmům z jednotlivých částí organizace je zásadním předpokladem pro bezprostřední sběr informací a následné sdělování zjištěných skutečností. [13] 1.1 Procesy projektové kanceláře Projektovou kancelář můžeme rozdělit do 2 základních oblastí dle procesů a to na hlavní a podpůrné procesy Hlavní procesy Procesy, které se přímo zabývají vlastním řízením projektů, tedy jde o procesy, které se přímo podílejí na tvorbě hodnot. Jedná se o procesy zodpovědné za správu projektového portfolia a za vlastní řízení projektů. Do této oblasti patří následující skupiny procesů: řízení portfolia projektů (Project Portfolio Management) zabývá se řízením projektového portfolia, inicializací nových projektů, rozhoduje o prioritách projektů, hodnotí "zdraví" projektů a naplňování obchodních cílů jednotlivými projekty, řízení projektů (Project Management) - skupina procesů, která umožňuje projektovým vedoucím naplnit poslání projektu. Zahrnuje základní fáze řízení projektů (plánování, sledování a řízení, provádění a uzavírání), se zohledněním principů řízení k dosahování maximálního celkového výkonu.12 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Podpůrné procesy Procesy, které jsou nezbytné pro fungování a zlepšování procesů hlavních. Do této oblasti patří následující skupiny procesů: vyhodnocování procesů (Project Management Assesment) skupina procesů zodpovědná za vyhodnocování a zlepšování všech procesů projektové kanceláře, školení a podpora projektové kanceláře (Project management Training and Support) skupina procesů zodpovědná jak za vzdělávání všech rolí aktivních v procesech projektové kanceláře, tak za poskytování dostatečné podpory v oblasti projektového řízení. Celý procesní model je doplněn množstvím metodik, školících materiálů, které poskytují další informace - Project Management Standarts and Methods. Takto vytvořená projektová kancelář je podporována informačními technologiemi ve formě nástrojů na podporu projektového řízení - Enterprise Project Management Tools. [12] 1.2 Funkce projektové kanceláře Existuje pět základních funkcí projektové kanceláře: praktické řízení systém organizace práce a lidských i finančních zdrojů k dosažení cílů v daném čase, infrastruktura řízení vymezení struktury projektové kanceláře a rozdělení zodpovědností za chod projektové kanceláře, integrace zdrojů odstraňování překážek a podpora spolupráce na všech úrovních projektu, technická podpora projektová kancelář poskytuje technickou podporu manažerům a projektům po celou dobu realizace projektu (zařízení, služby), přístup k organizaci vymezuje vztah mezi projektovou kanceláří a projektovými manažery, zejména řeší odpovědnosti za projekty, meze projektové kanceláře a jak bude PK fungovat vzhledem ke zbytku organizace. [11]13 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 13 Projektový manažer Projektová kancelář Administrativní pracovník Člen projektového týmu Člen projektového týmu Člen projektového týmu Člen projektového týmu Zástupce / manažer subdodavatele Kontrolor kvality Obr. 1: Struktura personálního zajištění projektu. [10] 1.3 Činnosti projektové kanceláře Projektová kancelář může být poradní nebo centralizovaná organizační jednotka. Bude-li to poradní jednotka, projektový manažer použije projektovou kancelář jako zdroj konzultací. Bude-li to centralizovaná samostatná organizační jednotka, projektový manažer je v zásadě členem projektové kanceláře a je přiřazen k projektům tak, jak se vyskytnou. Klíčem pro stanovení účinné a efektivní projektové kanceláře jsou stanovy pro její provoz. Stanovy jasně říkají, kdo je podřízen projektové kanceláři, jaké jsou meze pravomocí projektové kanceláře a jak bude projektová kancelář vzhledem ke zbytku organizace fungovat. Činnosti projektové kanceláře: Metodologie projektového řízení je jednou z nejdůležitějších činností projektové kanceláře. Bez zdravé metodologie projektového řízení a stanovení politiky a postupů, školení a jasně definovaných pracovních výhledů pro projektové manažery a jejich týmy směřuje každá snaha o stanovení procesu projektového řízení pro řízení organizace k neúspěchu.14 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 14 Vypracování a stanovení metodologie projektového řízení vyžaduje pečlivou analýzu toho, jak jsou v současné době projekty v organizaci řízeny a jak by mohly být řízeny lépe. Potom je vypracován a implementován soubor postupů, aby se v praxi dosáhlo zlepšení projektového řízení. Pak je odpovědností projektové kanceláře, aby zajistila případnou aktualizaci to znamená, že se bude řídit podle metodologie tak, jak bude organizace vyzrávat. Zdroje řízení jestliže je projektová kancelář centralizovaná, zdroj řízení je hlavní částí odpovědnosti, kterou na sebe převezme projektová kancelář. V případě, že projektová kancelář skutečně řídí požadované zdroje napříč několika současnými projekty, ulehčuje projektovému manažerovi tuto odpovědnost. Projektový manažer musí neustále vyjednávat o potřebné odbornosti a jejich počtech, ale může o nich jednat přímo s projektovou kanceláří a nikoliv s ostatními manažery, jako by tomu bylo v případě poradenské projektové kanceláře nebo v případě, že by projektová kancelář neexistovala. Nástroje projektového řízení další důležitou funkcí je poskytnout projektovému manažerovi vhodné nástroje, se kterými by mohl na projektu pracovat. Když se napíší postupy a stanoví se metodologie, nedosáhne se ničeho. Tato činnosti je trvalou činností vyhledávání a výběru nástrojů. Klíčem je vyhodnotit a implementovat nástroje, které přidávají hodnotu projektům a organizaci (jedná se zejména o softwarové nástroje). Posouzení většina odpovědnosti projektové kanceláře zahrnuje neustále posuzování stavu projektu, kompetencí a organizačních schopností projektu. Ohodnocení také zahrnuje provedení auditů projektu. Tým auditorů musí být zvenčí, aby poskytl objektivní pohled na projekt. Možná nejdůležitějším posouzením je určení stavu zralosti projektu v rámci organizace to je určení toho, zda si organizace uvědomuje zlepšení svých schopností při řízení projektu. Školení a vzdělávání projektoví manažeři jsou odpovědni za školení členů projektového týmu v rozsahu jejich schopnosti a jejich času. Většina organizací má nyní školící programy, které poskytují jak projektovému manažerovi, tak týmu příležitosti ke školení. Projektová kancelář může formálně schválit a strukturovat školení tak, že týmy mohou pokračovat s vylepšováním znalostních základů projektového řízení. Školení je zaměřeno15 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 15 na koncepty projektového řízení, nástroje a postupy, ale i další přidružené znalosti, jako je komunikace, vůdcovství a vyjednávání. Vývoj profesní kariéry důležité je stanovení a implementace formálně schváleného programu vývoje profesní kariéry. Vývoj profesní kariéry je soustředěn na pomoc projektovým manažerům a členům týmu plánovat si cestu pracovního postupu, který obsahuje různé návrhy na školení (typ a obsah školících kurzů), stejně jako na poskytnutí podpory pro získání profesních certifikací. Rozvoj týmu primární funkci projektové kanceláře je formování projektového týmu, které je obvykle v odpovědnosti projektového manažera. Když projektová kancelář tyto funkce převezme, má to dvě výhody: zprostí projektového manažera povinnosti vyjednávat s několika funkcionálními manažery o ustavení nutných odborností a projektová kancelář může lépe ustavit týmy, které potřebují specializované zařízení a podporu. V prvním případě (vyjednávání o členech týmu) bude mít projektová kancelář informace o tom, co je potřebné pro konkrétní projekt a kdo je k dispozici, protože další projekty postupují od jedné fáze ke druhé. V dalším případě je to vyřízení fyzických požadavků pro podporu skutečných a specializovaných týmů vyžadujících specializované dovednosti, které jednotliví projektoví manažeři mít nemusí. Funkce a činnosti projektové kanceláře by měly dát vedoucím pracovníkům společnosti a projektovým týmům možnost pochopit to, co projektová kancelář může pro organizaci udělat. [11] 1.4 Založení projektové kanceláře V rámci organizace je stanoveno pět obecných stádií kompetenčních úrovní projektové kanceláře. Tyto úrovně se používají nejen k přístupu ke kompetenci projektové kanceláře organizace to je její schopnosti integrovat projektovou kancelář do organizace ale také k tomu, jak dobře slouží pro splnění cílů organizace a jak efektivně to dělá.16 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 16 Obrázek 1 popisuje hladiny kompetence projektové kanceláře a ukazuje, jak by se měla projektová kancelář vyvinout ze základní úrovně ke zdroji poskytování a zpracování služeb. Použitím obrázku 1 může vedení organizace racionálně plánovat, jaký typ a jaká velikost projektové kanceláře naplní okamžité cíle organizace. Založení projektové kanceláře není snadné, ale s použitím obrázku 1 může vedení organizace učinit první krok zejména udělat analýzu k určení místa, ve kterém se organizace nachází a kam mají směřovat její potřeby pro naplnění strategických cílů. Jakmile je tato analýza kompletní, k založení projektové kanceláře by se mělo postupovat jako k jakémukoliv jinému projektu a jeho životnímu cyklu to je vypracovat koncept, plán, návrh a jeho stavbu, zavedení, udržování a podporu. Obrázek č. 1 ukazuje tyto fáze a úkoly. Strategické postavení Firemní zralost Stupeň 5 Podpora procesu Stupeň 4 Centrum zdroje pro Řízení procesu Stupeň 3 Pokročilá projektová kancelář zpracování a poskytování Dohled nad projektem Stupeň 2 Standardní PMO Aplikovat integrované Zajistit stále zlepšování Stupeň 1 Základní projektová kancelář Stanovení schopností možnosti a úplné projektové a spolupráci mezi odděleními Projektová kancelář Poskytnutí standardní a infrastruktury pro podporu a řízení pro dosažení projektových za účelem dosažení Dosažení cílů projektu a opakovatelné metodologie řízení soudržného prostředí cílů strategických plánů firmy v nákladech, časovém plánu a PM pro použití napříč všemi projektu - Násobné projekty - Násobné projekty využití zdrojů projekty - Násobné projekty - Násobné PM - Viceprezident nebo ředitel - 1 nebo více projektů - Násobné projekty - Násobné PM - Programoví manažeři projektu - 1 projektový manažer - Násobné PM - Programový manazeři - Ředitel/ vedoucí programový - Technický a podpůrný Programoví manažeři - Ředitel/vedoucí programový manažer personál určený k projektové Personál projektové kanceláře manažer - Personál projektové kanceláře kanceláři na částečný úvazek - Personál PMO na částečný a na částečný a plný úvazek - Podpůrný personál plný úvazek z celého podniku Obr. 2: Přehled schopností projektové kanceláře. [11] Stejně jako projekt, návrh, vývoj a implementace má projektová kancelář životní cyklus. Každá z fází v tomto projektu bude mít své vlastní úkoly, které musí řešit projektový manažer. [11]17 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Personální zajištění projektové kanceláře Projektový tým Projektový tým má zcela zásadní význam pro úspěch každého projektu. Úkolem budování projektového týmu je spojení osobních cílů jednotlivců, které mohou být zpočátku velmi odlišné, a přizpůsobit je zájmům projektu. Dalšími úkoly budování projektového týmu je aktivizace veškeré energie týmu k naplnění cílů projektu v očekávané kvalitě a za dodržení předepsaných mantinelů rozpočtu a času. Budování projektového týmu je souhrnem aktivit, které můžeme rozdělit do několika kategorií: jasné cíle s týmovou podporou vyjádřenou souhlasem jednotlivců, otevřenost, a to i v případě konfrontací, vzájemná podpora a důvěra, vstřícnost, spolupráce a řízení případného konfliktu, diskuse a otevřená informovanost, přiměřené vedení a řízení, pravidelná hlášení a poskytování informací pro zajištění kontroly, vytvoření prostoru pro individuální rozvoj, korektní vztahy mezí jednotlivci i skupinami. Zajištění rozvoje a budování týmu ve všech výše uvedených kategoriích je podpořeno: plánem budování týmu jako součástí plánu projektu, pečlivým zvážením všech profesionálních kvalit, vlastností a vztahů při obsazování projektového týmu, vhodnými postupy při řízení a organizování aktivit projektu, diskutováním předmětu a cílů projektu a získáním osobních závazků a souhlasů v souvislosti s dílčími cíli projektu, důkladnou přípravou a udržováním komunikačních kanálů, užíváním všech dostupných technik budování týmové soudržnosti a týmového ducha.18 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 18 Nejčastější bariéry budování tvůrčího prostředí a odpovídajících týmových vztahů v projektovém týmu ze strany řídicích úrovní organizační struktury projektu jsou: neochota v delegování autority, často z pocitu, že nejlépe si vše udělám sám z nadměrného perfekcionismu, který vede k přemíře řídících úkonů a nadměrného dohledu a odchyluje se od předpokladu hledání optimálního řešení projektu, přemíra tvrdého direktivního řízení, nedostatek diskuse, individualismus převládající nad týmovým přístupem, nevhodné manažerské taktiky v řízení a kontrole, špatně nastavené priority, nevhodně nastavené komunikační kanály a pravidla distribuce informací, krize, spěch, neorganizovanost, nedostatek personálu, mezilidské konflikty, nedostatek osobní tolerance a trpělivosti. [10] Projektový tým se skládá z těch, kteří pracují na projektu a organizačně jsou podřízeni projektovému manažerovi. Tím se liší od podpůrného týmu (lidí, kteří také na projektu pracují, ale nejsou organizačně podřízeni manažerovi projektu). Projektový manažer může přiřadit lidem z projektového týmu pracovní balíky, aniž by musel o uvolnění těchto lidí jednat s jinými manažery. Existuje mnoho zdrojů lidí pro projektový tým, např. členové tzv. návrhového týmu, který připravoval návrh projektu, další lidé, které organizace už zaměstnává a lidé mimo organizaci (externí pracovníci, poradci, subdodavatelé). Kolik pracovníků z které kategorie bude na projektu pracovat, záleží na organizační formě dodavatele projektu a na velikosti projektu. [9]19 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 19 Řízení rozsáhlých projektů nebo skupin projektů Koordinace programů Plánování a rozvoj businessu Hodnocení stavu programů Ředitel programu Řízení metodik a postupů, rozvoj technologií Rozvoj znalostí projektového týmu Řízení rozsáhlého projektu nebo skupiny projektů Koordinace projektů Řízení profitability projektu Hodnocení stavu projektů Manažer programu Rozvoj nového businessu Tvorba projektových plánů Tvorba nabídek a oceňování Řízení profitability projektu Koordinace projektových týmů Organizace a obsazení projektu Vyjednávání mezi zájmovými skupinami Manažer projektu Řízení technických implementací Koordinace pracovních skupin v rámci úkolu Asistent manažera podle připravených Koordinace připravenosti výstupů projektů projektu plánů a postupů Koordinace a integrace dílčích úloh Asistence při plánování a řízení zdrojů Míra odpovědnosti a samostatnosti v rozhodování Koordinátor projektu Administrátor projektu Obr. 3: Pozice a odpovědnosti projektového managementu. [10] Projektový manažer Projektový manažer jako efektivní budovatel týmu je zároveň architektem sítě sociálních vztahů, které vytváří pracovní klima projektového týmu a kloubí v sobě profesionální i osobní pocity a vztahy jednotlivých členů týmu i osob, které působí v bezprostředním okolí projektu. Pro tuto stránku své role musí nabýt celou škálu schopností a znalostí z oblasti řízení lidských zdrojů. Ty mu pak pomáhají využít pozitivních jevů a jejich synergických efektů, a pokud to reálná situace dovolí, nastavit podmínky komunikace a spolupráce mezi lidmi tak, aby se co nejvíce eliminovala možná negativa vysokého pracovního zatížení a obtížně přijímaných skutečností plynoucích z vysoké míry neurčitosti a rizik projektu. Řízení lidí je manažerskou technikou, která integruje podnikatelský požadavek dosažení určitých cílů s osobnostními hodnotami a potřebami jednotlivců. Kvalita a míra řízení závisí na konkrétní situaci, osobních potřebách řízeného a schopnostech manažera. Řízení zahrnuje celou řadu činností: obsazování pracovních pozic, školení a trénink pro výkon pracovních povinností,20 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 20 dohled, udělování pokynů a vyžadování jejich vykonávání, delegování pracovních povinností a s nimi spojené potřebné autority a odpovědnosti, motivace povzbuzení a související uspokojování potřeb, poskytování rad a doporučení, konzultace, koordinace dohled nad tím, aby aktivity byly vykonávány ve správném pořadí a s minimem konfliktů. [10] Role projektového manažera Projektoví manažeři musí pracovat s lidmi, které si sami nevybrali a z nichž mnozí mají odlišné schopnosti a zájmy. Projektoví manažeři musí lidem rozumět, být silnými vůdci a vynikajícími řečníky. Měli by být pružní, tvořiví, vynalézaví a přizpůsobiví, aby se dokázali vyrovnat se spoustou nečekaných problémů. Musí být ochotni a schopni převzít iniciativu, chovat se asertivně a sebevědomě v případech naprosté nejistoty nebo, což se stává velmi často, když řeší vážný konflikt v mezilidských vztazích. A nakonec, protože projekty jsou dočasné, musí se umět vyrovnat s tím, že v určitém smyslu sami sebe připraví o práci. Protože autorita, která vyplývá z nadřízeného postavení, má své hranice, práce manažerů projektů se musí opírat o respekt, který si u členů projektových a podpůrných týmů sami získají. Když toho dosáhnou, budou jejich přání plněna dobrovolně a často s nadšením. Na základě výzkumu, který prováděl Thamhain a Wilemon, mají projektoví manažeři k dispozici devět možností, na kterých mohou založit svůj vliv. 1. Autorita vedoucího legitimní právo nadřízeného vydávat příkazy. 2. Přidělování práce jasně vnímaná schopnost projektového manažera pověřovat pracovníky úkoly. 3. Rozpočet schopnost projektového manažera schvalovat jiným použití finančních prostředků podle svého uvážení. 4. Podpora - kompetence projektového manažera zlepšit postavení pracovníka. 5. Peníze - schopnost projektového manažera zvýšit pracovníkovu finanční odměnu.21 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Trest projektový manažer musí umět použít sankce nebo zařídit potrestání pracovníka. 7. Motivace prací vnitřní motivační faktor využívající potěšení, které pracovníkovi přináší plnění konkrétního úkolu. 8. Odbornost speciální znalosti, které projektový manažer má a ostatní je považují za důležité. 9. Přátelství přátelské osobní vztahy projektového manažera s ostatními. První bod je dán rozhodnutím vrcholového managementu vybavit manažera projektu pravomocemi, ať už je jejich faktická využitelnost jakákoli. Dalších pět faktorů může a nemusí automaticky vyplývat z postavení manažera projektu; pro jejich využitelnost je nejdůležitější, jak je vnímají ostatní. Sedmý je nástrojem, který může k ovlivňování druhých použít každý. Poslední dva nástroje si musí projektový manažer umět získat sám. Projekty s největší pravděpodobností končí neúspěchem, když se projektový manažer ve vztahu k lidem spoléhá na svou autoritu vedoucího, na peníze nebo tresty; úspěch se dostavuje tam, kde je působení na lidi spojeno s pozitivní motivací prací a odborností. [9] Junior projektový manažer Junior projektový manažer je méně zkušený projektový manažer, který řídí jednodušší projekty. Náplň práce: příprava a implementace projektových plánů, monitorování průběhu projektů, řešení problémů vzniklých v průběhu projektů, návrh a implementace nápravných opatření, pravidelná komunikace se všemi zúčastněnými stranami, vyhodnocování dokončených projektů, pravidelný reporting. Schopnosti junior projektového manažera: schopnost motivovat tým, komunikační schopnosti,22 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 22 vedení lidí, umění rozhodovat i ve složitých situacích, umění naslouchat Senior projektový manažer Senior projektový manažer je zkušený projektový manažer, který řídí složitější projekty. Náplň práce: vedení výběrových řízení, vyhodnocování nabídek, příprava smluv, řízení realizace projektu, vedení projektových týmů, příprava rozpočtů a následné analýzy čerpání, plánování a příprava projektů, účast na projektech, vyhodnocování projektů po jejich ukončení, zodpovědnost za zdroje, náklady, kvalitu a termíny projektu ve všech jeho fázích, komunikace s vrcholovým vedením organizace. Schopnosti senior projektového manažera: velmi dobré komunikační schopnosti, delegování úkolů, vedení lidí, analytické schopnosti a rychlá orientace v problémech, schopnost na sobě pracovat, zvyšovat svoji odbornou způsobilost, flexibilita Administrativní pracovník Pokud to rozsah projektu vyžaduje, je v organizační struktuře projektu vytvořena a obsazena pozice administrativního pracovníka. V odůvodněných případech může být vytvořeno současně i několik takových pozic. Administrativní pracovník podle svých schopností a zkušeností vykonává dílčí úkoly projektového manažera, a to pod jeho přímým vedením, nebo s definovanou omezenou samostatností.23 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 23 Za správnost a kvalitu výkonu administrativního pracovníka odpovídá vzhledem k ostatním subjektům projektu projektový manažer. Lze očekávat, že tento člen projektového týmu bude asistovat zejména při: plánování dílčích aktivit s ohledem na harmonogram a obsazení projektu, koordinaci úkolů mezi členy projektového týmu, analyzování stavu dílčích aktivit a podávání hlášení projektovému manažerovi. [10] Finanční manažer Finanční manažer odpovídá za řízení ekonomické stránky všech projektů v projektové kanceláři. Náplní jeho činností je:: řízení čerpání finančních prostředků v souladu se schváleným rozpočtem, spravování a řízení rozpočtu projektu, změny rozpočtu, řízení harmonogramu čerpání finančních prostředků, zpracování průběžných a závěrečných finančních zpráv, administrace finanční části projektu, řízení rozpočtů partnerů projektu, kontrola jejich podkladů včetně účetních dokladů, komunikace s poskytovatelem dotace, konzultace partnerům projektu, úzká spolupráce s projektovými manažery v projektové kanceláři a s finančním ředitelem organizace. [14] Finanční manažer vždy vytváří celkové přehledy o všech projektech, kde uvádí, např. kolik finančních prostředků bylo v jednotlivých projektech k dispozici, jak probíhá jejich čerpání a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno Odborný pracovník Odborný pracovník je k projektu přizván projektovým manažerem z věcně příslušného odboru.24 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 24 Zodpovídá za: věcnou správnost projektů, komunikaci s cílovými skupinami, soulad projektů se sektorovými strategiemi, účastní se jednání o projektech, připomínkuje dokumenty a postupy realizované v rámci projektů.25 II. ANALYTICKÁ ČÁST26 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 26 2 VÝVOJ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ NA KRAJSKÉM ÚŘADĚ ZLÍNSKÉHO KRAJE V roce 2004 se Česká republika stala členem Evropské unie. Od té doby můžeme čerpat finanční prostředky z fondů Evropské unie. Dotační projekty financované Evropskou unií se na krajském úřadě řídí od r Dnem vstoupil v platnost Pokyn pro řízení projektů na Krajském úřadě Zlínského kraje, vydán ředitelem krajského úřadu. Tento pokyn udává postupy pro řízení projektů, upravuje role a kompetence účastníků řízení projektů. Specifikuje projektový cyklus, administraci projektů a projektovou dokumentaci. Ustavuje pravidla pro projektové týmy, postupy pro jejich sestavení a řízení. Uvádí také postupy při řešení jednotlivých fází projektů. V roce 2007 vznikl Odbor řízení dotačních programů, který řeší všechny neinvestičních projekty Zlínského kraje, které do té doby měl v kompetenci Odbor strategického rozvoje kraje. Řízení neinvestičních projektů se tak sjednotilo na jeden odbor. Nyní se připravuje aktualizace pokynu pro řízení projektů. Současně s tím se bude řešit také zavedení specializovaného softwaru pro řízení projektů, který bude poskytovat souhrnné informace o všech projektech na krajském úřadě. S nástupem žádostí o peníze ze strukturálních fondů Evropské Unie, realizací interních auditů úřadů, projektů benchmarkingu, projektů balanced scorecardu a jiných interních projektů, se stávající situace mění ve prospěch spolupráce v projektových týmech. Již nejsou výjimkou pracovníci, kteří jsou současně členy i několika specializovaných projektových týmů. Krajský úřad si plně uvědomuje nutnost projektového řízení a pracuje na jeho neustálém inovování. Zobrazit více
Novinky v projektovém řízení Jiří Krátký Struktura prezentace - O Společnosti pro projektové řízení - Trendy v projektovém řízení - Nejčastější chyby v projektech - Certifikace projektových manažerů - Více SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013
1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují Více KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH
KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole) Více Manažerská ekonomika
PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami Více Evaluační plán ROP SZ na období
EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z Více VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní Více ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace
ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ Více Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)
Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální Více Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020
Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S., Více Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov
Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Implementační dokument MĚSTO SOKOLOV May 29, 2015 Autor: Profesionální servis s.r.o. Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD. Mgr. Bc. Miloš Podlipný Pro účely Více DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček
DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky Více 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU
ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare Více 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE
1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují Více Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011
Porada zástupů územních samospráv a jejich úřadů: Systém vnitřního řízení a kontroly Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011 Systém vnitřního řízení a kontroly Více KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA
Kontaktní osoba: Ing. Petr Sára, Ph.D. Mobil: +420 605 941 994 E-mail: sara@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU Více Příklad I.vrstvy integrované dokumentace
Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem, Více 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE
Management Literatura Čáslavová, E. Management sportu. Praha: EWPC, 2000. Veber, J. Management. Praha: Management Press, 2005. Bělohlávek, F. Management. Olomouc: Rubico, 2001. Daňhelová, Š. Vybrané kapitoly Více Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)
1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text, Více Vnitřní kontrolní systém a jeho audit
Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního Více Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků
Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum Více II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM
Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 9 k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle Více Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační Více Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV
Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec: Žernov Adresa: Směrnici zpracoval: Směrnici schválil: Více 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE
1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují Více Softwarová podpora v procesním řízení
Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti Více 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE
1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují Více Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013, Více GIS Libereckého kraje
Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna... Více Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:
1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují Více Statut interního auditu. Město Vodňany
Statut interního auditu Město Vodňany Vypracovala: Bc. Martina Benešová Ve Vodňanech, dne 12. prosince 2016 Město Vodňany STATUT INTERNÍHO AUDITU Statut interního auditu (dále jen,,statut ) se vydává na Více 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE
1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují Více E3 Plánování osobních výdajů projektu
Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU Více Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně
Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A. Více VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost Více MD-10- Organizování-5.Delegování
MD-10- Organizování-5.Delegování 5. Delegování 1. ÚVOD Rozložení kompetencí formou centralizace, nebo decentralizace má poměrně trvalý charakter. Manažerská praxe však nutně potřebuje organizační nástroj, Více Spolek pro BISON Budování a implementace sdílených opensource nástrojů
RM-28-2016, př. 1 Počet stran: 5 Spolek pro BISON Budování a implementace sdílených opensource nástrojů Srpen 2016 Cíle spolku: zajistit optimální a efektivní výkon veřejné správy prostřednictvím jedinečných Více 2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část
STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav Více Projektové řízení jako základ řízení organizace
Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační Více Individuální projekty národní
1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu: Více Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě
Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové Více WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady Více Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání
Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: 3 Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Více Rada statutárního města Chomutova
SMĚRNICE RSMCH Platnost od: 1.5.2013 Číslo: 038/03-13 Autor dokumentu: Správce dokumentu: Rada statutárního města Chomutova Odbor interní audit - právní úsek Název dokumentu: Pravidla pro periodické práce Více 19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt
U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Více VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:
Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ Více ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ
Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba Více Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy. Najděte nejlepší
Najděte nejlepší Nábor ve veřejné správě založený na kompetencích 526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy 1 Více Zástupce ředitele a personální práce
Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie, Více REALIZACE PROJEKTU 7. RP
REALIZACE PROJEKTU 7. RP Realizace projektu je pokračováním přípravné fáze, o které pojednávaly předchozí díly seriálu o Managementu výzkumných projektů 7. rámcového programu. V jednotlivých článcích byly Více Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno
Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno 9. Národní konference kvality - prezentace zavádění CAFu do PO Jihomoravského kraje Historie Více Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v procesu zadávání veřejných zakázek
Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o Příloha č. A2 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech Vydal: Ministerstvo pro místní Více POSTAVENÍ OBCE V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ DLE NÁVRHU NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA
POSTAVENÍ OBCE V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ DLE NÁVRHU NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA OBEC JAKO ORGÁN ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Nový stavební zákon upravuje mimo jiné soustavu orgánů územního plánování. Působnost ve Více 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE
Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Radek Maca NIDM Obsah prezentace Vize aneb modely budoucnosti škol Škola jako učící se Více Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)
Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí Více Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy
Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada Více Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů
Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Povolání: Manažer programů a komplexních projektů Více T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku
Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala: Více Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT
Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly Poskytnout informace o rolích jednotlivých osob ve škole při procesu integrace ICT do života školy. Kromě základního rozdělení rolí budou uvedeny konkrétní Více P R O P R O G R A M O V É O B D O B Í
S T R A T E G I E K O M U N I T N Ě V E D E N É H O M Í S T N Í H O R O Z V O J E M A S Z N O J E M S K É V I N A Ř S T V Í, Z. S. P R O P R O G R A M O V É O B D O B Í 2 0 1 4 2020 PŘÍLOHA: ANALÝZA RIZIK Více MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU
MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU Základní standardy 1000 Účel, pravomoci a odpovědnosti Účel, pravomoci a odpovědnosti interního auditu musí být formálně stanoveny ve statutu interního Více Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů Více MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU
1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují Více Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie
Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Martin Répal, AutoCont CZ, a.s. Petr Drábek, UniControls, a.s. Klíčový hráč na českém i světovém trhu v oblasti řídicích systémů Ročně realizuje Více Pozice Výše max. hodinové sazby 1. Vedoucí manažer
Přehled maximálních doporučených hodinových sazeb bez odvodů zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění pro pracovníky v projektech podpořených z programů přeshraniční spolupráce zaměstnané na HPP/DPP/DPČ Více 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE
1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují Více Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. Strategie. komunitně vedeného místního rozvoje. na období Příloha č.
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území skupiny venkova na období 2014 2020 Příloha č. 4 Analýza rizik (verze odevzdaná na MMR 17.12. 2015) Analýza rizik Strategie komunitně vedeného místního Více 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE
1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují Více WP 3.5.1 a 3.5.2 Meziodvětvová strategická doporučení a strategická doporučení týkající se historických budov PŘÍRUČKA

References: zákona č. 320
 zákona č. 320
 zákona č. 320
 zákona č. 219
 zákona č. 218
 zákona č. 219
 zákona č. 218