Source: http://docplayer.it/1781314-Capitolato-speciale-d-appalto.html
Timestamp: 2018-02-23 21:18:12+00:00

Document:
1 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO CAPITOLO I OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO Articolo 1 OGGETTO DELL'APPALTO L'appalto ha per oggetto l esecuzione di tutte le opere, somministrazioni, prestazioni d'opera ed il collocamento in opera dei materiali, impianti e manufatti vari occorrenti per la realizzazione dei lavori di Manutenzione della rete stradale del territorio comunale e della segnaletica orizzontale e verticale e ogni attività manutentiva connessa. L Appalto ha per oggetto l esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale del Comune di Portici, ivi comprese le relative opere accessorie, relative a sistemazione cordoli, sistemazione marciapiedi, rifacimento e riparazione segnaletica verticale della segnaletica orizzontale e della L appalto si configura come un appalto misto di lavori e forniture in opera, in cui prevale l aliquota dei lavori. Articolo 2 DESIGNAZIONE DELLE OPERE DELL'APPALTO E MODALITA DI ESPLETAMENTO DELL APPALTO Le opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall'amministrazione nonché dagli artt. 161 e 162 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., si possono riassumere come appresso, salvo più precise indicazioni, che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori: Pag. 1 di 76
2 - servizio di monitoraggio e pronto intervento finalizzato alla rapida individuazione di quegli eventi che possono comportare pericolo per la viabilità o disagio per i cittadini ed alla loro rapida eliminazione. In particolare è importante il monitoraggio relativo alla formazione di buche sul manto stradale e l immediato colmamento delle stesse. Per tale attività sarà riconosciuto all appaltatore un corrispettivo comprensivo di tutte le spese. - interventi di rappezzi stradali, consistenti in: 1) taglio dell asfalto; 2) pulizia della buca dal materiale sciolto; 3) bitumatura con binder e/o tappetino bituminoso. - fornitura e posa in opera o livellamento di chiusini e caditoie di qualsiasi dimensione e forma; - bitumatura completa di tratti di strade (interventi di manutenzione ordinaria programmata); - ripristino di pavimentazione di marciapiedi con le stesse caratteristiche esistenti, sistemazione cordoli e ripristini di zanelle stradali, realizzazione di tratti di marciapiedi, sostituzione chiusini e griglie di qualsiasi dimensione e forma, recinzioni, barriere di protezione ed ogni altra opera che si rendesse necessaria alla manutenzione delle strade e marciapiedi comunali. -Rifacimento della segnaletica orizzontale e/o realizzazione di nuova segnaletica; -Sostituzione e riparazione della segnaletica verticale e/o fornitura e posa in opera di nuova segnaletica; - transennamenti di qualsiasi tipo ecc. Servizio di riparazione, manutenzione delle strade ed attività affini L'appaltatore è obbligato ad organizzare un servizio di sorveglianza e pronto intervento finalizzato alla rapida individuazione ed eliminazione di tutti quegli eventi che possono comportare pericolo per la viabilità o disagio per i cittadini. In particolare l obbiettivo del servizio è: Pag. 2 di 76
3 - il monitoraggio delle strade comunali e delle loro pertinenze, segnalando tempestivamente alla direzione lavori, al Settore Opere e LL.PP. ed al Comando Vigili le situazioni di pericolo; - eseguire direttamente tutti i lavori di pronto intervento e adottare le misure che si rendessero necessarie per la sicurezza della circolazione e per la tutela del corpo stradale e delle sue pertinenze dandone immediatamente comunicazione alla Direzione Lavori; - mantenere un costante rapporto con la Direzione dei lavori e l amministrazione per le dovute comunicazioni di servizio e istruzioni operative; - effettuare, nel caso di furti e danni alla proprietà comunale, le dovute denunce alle autorità competenti, dandone nel contempo notifica all'amministrazione Comunale; - verificare con la frequenza necessaria lo stato di tutti i manufatti stradali; Più approfonditamente, lo scopo principale dell istituzione di questo servizio è quello di monitorare le condizioni delle strade, intervenire in caso di pericolo per assicurare la sicurezza dei cittadini e consentire rapidi interventi di rappezzi stradali per il colmamento delle buche consistenti in taglio dell asfalto, pulizia della buca dal materiale sciolto, bitumatura con binder e/o tappetino bituminoso. L'appaltatore dovrà dotarsi obbligatoriamente di un sistema-software per snellire e velocizzare le procedure di gestione e coordinamento di interventi in merito ad eventi dannosi sul territorio, in particolare il gravoso problema delle buche stradali. Il sistema deve permettere di ridurre i tempi di intervento sul territorio, gestendo nel tempo il richiamo di tali eventi e la loro archiviazione. Il sistema deve prevedere una centrale operativa che prenderà in carico gli eventi rilevanti sul territorio attraverso le foto e tutti i dati legati all'evento in particolare la posizione satellitare visualizzata su cartografia dedicata. Il sistema deve consentire: 1 il rilevamento e la gestione di eventi dannosi presenti sul territorio; Pag. 3 di 76
4 2 ridurre i tempi di messa in sicurezza e/o ripristino degli eventi dannosi ( buche stradali); 3 realizzazione di un archivio dettagliato e facilmente consultabile di tutti gli eventi rilevati e gestiti; 4 consentire una mappatura del territorio volta al monitoraggio degli eventi dannosi e una loro localizzazione; 5 realizzazione di un archivio per poter contestare i contenziosi; Inoltre l appaltatore dovrà dotarsi di un sistema che gli consenta di acquisire direttamente le segnalazioni dei cittadini previa loro identificazione. Tale sistema deve essere accessibile da parte della stazione appaltante. Tutti gli oneri per l organizzazione e gestione del servizio sono compensati con il corrispettivo previsto nel presente capitolato speciale d appalto. Pertanto si precisa che per il monitoraggio, pronto intervento, colmamento buche per le opere di sicurezza ecc. non sarà corrisposta all appaltatore altra somma se non quanto previsto nel presente Capitolato speciale d appalto. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non programmabili L appalto prevede uno stanziamento per l esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria delle strade al momento non programmabili che si rendessero necessari nel corso dell appalto. Tali interventi saranno eseguiti dall appaltatore su ordine di servizio della direzione dei lavori e contabilizzati a misura. La direzione dei lavori procederà con la contabilizzazione dei lavori al fine di verificare il raggiungimento dell importo complessivo previsto dall appalto per questi interventi. L'Amministrazione si riserva di ordinare l'esecuzione di qualsiasi categoria di lavori, necessaria per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e marciapiedi comunali, nella quantità occorrente, senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Pag. 4 di 76
5 capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nel Prezzario dei Lavori Pubblici per la Regione Campania, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 508 del 4/10/2011 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 64 del 10/10/2011 e dai prezzi aggiuntivi redatti dal Settore Opere e Lavori Pubblici ed allegati al presente Capitolato Speciale di Appalto, depurati del ribasso d asta. Le opere dovranno essere eseguite e corrispondere per forma, dimensioni e qualità dei materiali a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d Appalto, nonché per quanto non previsto, a quanto riportato nel Capitolato Generale per i Lavori Pubblici di cui al Decreto del 09/04/2000 n.145 pubblicato sulla G.U. n.131 del 07/06/2000 che qui si intende integralmente allegato. Gli interventi di manutenzione straordinaria più ampi e significativi saranno eseguiti previa predisposizione di appositi elaborati tecnici da parte del Settore Opere e LL.PP. L esecuzione e la contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010 n Articolo 3 AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO L importo dei lavori ammonta complessivamente ad ,00 comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso stimati in 8.000,00, di cui: ,00 per interventi di manutenzione stradale: ,00 per interventi relativi alla segnaletica stradale La durata dell'appalto è annuale. L'importo dei lavori è stato desunto analizzando l'andamento delle spese sostenute per la manutenzione delle strade negli ultimi anni. L'importo relativo agli oneri della sicurezza, è stato desunto stimando un'incidenza pari a circa 2 % dell'importo totale dei lavori. Pag. 5 di 76
6 L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dall'appalto, nei limiti di cui agli art. 161 e 162 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nonché di quanto previsto in materia dal Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 e L.R. n 3/07 e s.m.i., quei lavori e quelle forniture che ritenesse opportuno fare eseguire, anche in economia, da altra impresa specialista nel settore di appartenenza o dal proprio personale e ciò senza dare diritto all'impresa di pretendere compensi di sorta, né richieste di indennizzi per l'uso che l'amministrazione stessa dovesse fare dei ponti di servizio o dei mezzi di sollevamento. Si precisa che non vi è alcun limite al numero di unità degli interventi. La ditta è sempre obbligata ad intervenire anche per interventi di limitata entità. L impresa aggiudicataria non potrà richiedere ulteriori compensi non previsti dal presente capitolato. Ai sensi dell art. 3 del D.P.R. n 34 del 2000 e s.m.i. e in conformità all allegato A al predetto Decreto, i lavori sono classificati nella categoria prevalente OG3 Strade, etc. Classifica II e alla Categoria Scorporabile OS10 segnaletica stradale classifica I. Alla gara sono ammessi i concorrenti di cui all art. 34 comma 1 del D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e art. 24 comma 2 della L.R. n 3/07 e s.m.i., costituiti da imprese singole o riunite o consorziate, ai sensi del suddetto art. 34 e seguenti, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell art. 37 del D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e L.R. n 3/07 s.m.i. Ai fini dell ammissione alla gara i concorrenti devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 64 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell art. 92 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., ai lavori da assumere di cui al presente Capitolato Speciale d Appalto. Pag. 6 di 76
7 Articolo 4 SISTEMA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI I lavori di cui al presente Capitolato saranno affidati a mezzo di procedura aperta ai sensi art. 53, comma 2, lett. a) e art. 82 lett.a) del DLgs 163/06 e s.m.i. l.r. n. 3/07 e s.m.i. Sarà applicato l art. 122 comma 9 del D. Lgs. n. 163/2006 La Stazione Appaltante potrà procedere all'aggiudicazione dell'appalto in presenza di almeno due offerte valide. Articolo 5 FORME, PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE La ditta aggiudicataria si impegna fin d'ora ad eseguire gli interventi di manutenzione dove venga ritenuto necessario dall'amministrazione Comunale, indipendentemente dalle quantità e tipologie previste, senza richiedere alcun compenso ulteriore a quanto definito col presente capitolato. La ditta aggiudicataria si impegna inoltre, fin da ora ad eseguire contemporaneamente e con le priorità dettate dall Amministrazione Comunale, più interventi anche su zone del territorio distanti tra loro senza richiedere alcun compenso ulteriore a quanto definito con il presente Capitolato Speciale d Appalto. In caso di ritardo nell inizio dei lavori su un area indicata dall Amministrazione, sarà applicata una penale per ogni giorno di ritardo. Nel caso di mancato inizio su più aree la penale verrà applicata una volta per ogni area. Articolo 6 PAGAMENTI Pag. 7 di 76
8 Come riportato all'art. 140 del D.P.R. 207 del 2010, ai sensi dell art. 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 così come modificato dall art. 61 della Legge n. 448 del 23 Dicembre 1998, non è dovuta alcuna anticipazione. Conformemente a quanto stabilito dagli artt. 194 e 195 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (per quanto riguarda il pagamento del servizio vale l art. 307 del 207/10), all'appaltatore saranno corrisposti in corso d'opera, pagamenti in acconto, pari al 95% (novantacinquepercento) dell'importo netto contrattuale avverrà in n. 5 rate costanti e di uguale importo, di cui n. 4 in acconto in corso d'opera e n. 1 contestualmente al pagamento del restante 5% (cinquepercento), che sarà disposto, previa opportuna garanzia fideiussoria, dopo il rilascio del certificato di regolare esecuzione dell appalto. al netto dell'eventuale ribasso contrattuale e delle ritenute, così come previsto per legge, aumentati della quota proporzionale tra l importo complessivo dell appalto e a quanto eseguito, dell importo previsto dagli oneri per la sicurezza e la salute dei lavoratori nel cantiere. I pagamenti in acconto da disporre per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti saranno disposti nei tempi indicati dagli artt. 143 e 144 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. e con le modalità di cui all'art. 133 del D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i. Sui pagamenti stessi sarà operata la ritenuta dello 0,5% per infortuni. Il termine per il pagamento della rata di saldo è stabilito dall'art. 143 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. Il ritardo dei suddetti acconti non darà diritto all'appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto. Pag. 8 di 76
9 I pagamenti saranno predisposti dopo la verifica che l Impresa è in regola con i versamenti agli istituti previdenziali ed assistenziali, in mancanza di ciò lo stato d avanzamento non può essere pagato e conseguentemente non trovano applicazione gli interessi legali e moratori, previsti dall art. 133 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. La medesima verifica sarà effettuata su tutte le imprese subappaltatrici. I pagamenti dovranno avvenire in conformità con la Legge n 136 del 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Articolo 7 PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI Per l'eventuale esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati convenuti i prezzi corrispondenti, si procederà al concordamento dei nuovi prezzi con le norme dell'art. 163 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 I prezzi, non compresi nel Prezzario dei Lavori Pubblici per la Regione Campania in vigore, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 508 del 4/10/2011 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 64 del 10/10/2011, saranno determinati tramite analisi dei prezzi con costo della mano d'opera riferite alla vigente tabella dei prezzi Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania in vigore al momento dell'aggiudicazione della gara, previa redazione di appositi verbali nuovi-prezzi che saranno concordati con la Direzione dei Lavori ed approvati con determinazione, ed in conformità delle norme dell art. 163 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. Agli stessi prezzi dedotti da analisi, sarà applicato il ribasso d'asta offerto in sede di gara. Pag. 9 di 76
10 Articolo 8 REVISIONE DEI PREZZI Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del D. Lgs 163/06, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l articolo 1664, primo comma, del codice civile. CAPITOLO II NORME GENERALI Articolo 9 DOMICILIO DELL'APPALTATORE L'Appaltatore dovrà eleggere nel contratto domicilio a tutti gli effetti presso la sede dell'amministrazione appaltante. Articolo 10 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d'appalto è regolato dalle leggi antimafia 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni nonché dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento generale sui lavori pubblici); dal D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e L.R. n 3/07 e ss.mm.ii., dal D. Lgs. n 81/2008 in materia di sicurezza sui cantieri mobili, è regolato inoltre da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che l'appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse. Pag. 10
11 CAPITOLO III CONTRATTO Articolo 11 TIPO DI CONTRATTO Il contratto prevede l esecuzione di lavori e la gestione del servizio di cui all art. 2 del presente capitolato. I lavori saranno liquidati a misura. Il Contratto sarà sottoscritto in forma pubblica. Articolo 12 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO Ad integrazione di quanto previsto dall'art.11 del D. Lgs. 163 del 2006, la stipulazione del contratto di appalto avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione all'impresa aggiudicataria, mediante formale comunicazione dell'avvenuta predisposizione del contratto stesso e con l'indicazione del termine ultimo, avente carattere perentorio, fissato per la stipula. Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente Capitolato speciale. Articolo 13 DOCUMENTI DEL CONTRATTO Ai sensi dell'art.137 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento Generale sui lavori pubblici), fanno parte integrante del contratto: a) il capitolato generale; b) il capitolato speciale; c) l elenco prezzi ed il computo metrico; d) le polizze di garanzia. Pag. 11
12 e) Il Piano di Sicurezza e tutela dei lavoratori, Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati. I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato speciale e l elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti. In relazione alla tipologia di opera e al livello di progettazione posto a base di gara, possono essere allegati al contratto ulteriori documenti, dichiarati nel bando o nella lettera di invito, diversi dagli elaborati progettuali. Articolo 14 I DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI, DEFINITIVI ED A GARANZIA DELLA PERFETTA ESECUZIONE DELLE OPERE Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori è fissato, giusta quanto disposto dall'art. 75 comma 1 del D. Lgs. 12 Aprile 2006 n 163 e L.R. n 3/07, nella misura pari al 2% dell'importo dei lavori compresi nell'appalto, con l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui all art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e L.R. n 3/07 e s.m.i. L esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria nella misura minima del 10% dell importo degli stessi; in caso di aggiudicazione con ribasso d asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% nel rispetto dell'art. 113 del D. Lgs 163/06 e s.m.i.. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d avanzamento Pag. 12
13 lavori o analogo documento, pari al 50% dell importo contrattuale. Al raggiungimento dell importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50% dell ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% dell iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 % di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all istituto garante, da parte dell appaltatore o del concessionario, degli stati d avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L ammontare residuo, pari al 25% dell iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell affidamento e l acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La garanzia fiduiussoria provvisoria di cui ai periodi precedenti dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui art comma 2 del Codice Civile la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La predetta fideiussione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ente appaltante e l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Pag. 13
14 La cauzione definitiva esaurisce i suoi effetti nel momento in cui viene emesso il certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori. La cauzione definitiva dovrà essere costituita, ai sensi dell art. 113 del D. Lgs. 12 Aprile 2006 n 163 e art. 54 della L.R. n 3/07 e del D.P.R. 207 del Essa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia dell'eccezione di cui all'art comma 2 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante. La cauzione definitiva sarà incamerata dall'amministrazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti all'epoca della esecuzione dei lavori. Ai sensi dell articolo 129, comma 1 del D. Lgs. 163/06 e art. 125 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, l appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale assicurazione contro i rischi dell esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata all importo di un milione. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari ad ; tale polizza deve specificamente prevedere l indicazione che tra le persone, si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d opera, ecc. Pag. 14
15 Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l intero periodo dell appalto fino al termine previsto per l approvazione del certificato di collaudo provvisorio. La garanzia assicurativa prestata dall appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l appaltatore sia un associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall articolo 37 del D. Lgs. 163/2006 e art. 25 della L.R. n 3/07 e ss.mm.ii., la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. I contratti fideiussori e assicurativi e tutte le garanzie fideiussore devono essere conformi agli schemi tipo, di cui al Decreto 12 marzo 2004 n. 123 del Ministero delle Attività Produttive. Dovranno inoltre, essere corredati da autentica notarile, attestante che colui che sottoscrive è debitamente autorizzato al rilascio di tale tipo di fideiussione, impegno o polizza. Articolo 15 SUBAPPALTO 15.1 Subappalto E' consentito il subappalto nei limiti di cui all'art. 118 del D.lgs. 163 del 2006: a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell importo dei lavori della stessa categoria prevalente; b) per i lavori delle categorie diverse da quella prevalente in materia di subappalto si applica l articolo 37, comma 11, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; c) per le medesime speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti; Pag. 15
16 d) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a <<qualificazione obbligatoria>> nell allegato A al D.P.R. 207/2010, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione. L affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, alle seguenti condizioni: a) che l appaltatore abbia indicato all atto dell offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; b) che l appaltatore provveda al deposito in copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell articolo 2359 del codice civile, con l impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all associazione, società o consorzio; c) che l appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l importo del contratto di subappalto sia superiore a lire 300 milioni (euro ,07), l appaltatore deve produrre Pag. 16
17 alla stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.p.r. N. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell articolo 12, comma 4, dello stesso d.p.r. N. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall importo dei relativi lavori, qualora per l impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall articolo 10, comma 7, del citato d.p.r. N. 252 del Il subappalto e l affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell appaltatore; l autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la stazione appaltante abbia provveduto, l autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l affidamento del subappalto. L affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: a) l appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; b) nei cartelli esposti all esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell importo dei medesimi; c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l appaltatore, dell osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell ambito del subappalto; Pag. 17
18 d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell appaltatore, devono trasmettere alla stazione appaltante, prima dell inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici nonché copia del piano di sicurezza; ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato dei lavori l affidatario e, suo tramite il subappaltatore, trasmette all Amministrazione o all Ente committente, il documento unico di regolarità contributiva. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell importo dei lavori affidati o di importo superiore a euro e qualora l incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell importo del contratto di subappalto. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). E fatto obbligo all appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l importo del sub-contratto, l oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati Responsabilità in materia di subbappalto L appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei Pag. 18
19 subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all esecuzione di lavori subappaltati. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l esecuzione in materia di sicurezza sono tenuti a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell importo dell appalto, arresto da sei mesi ad un anno) Pagamento dei subappaltatori I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista,, verranno effettuati all aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. CAPITOLO IV ESECUZIONE DEL CONTRATTO Articolo 16 CONSEGNA DEI LAVORI PENALITA La consegna dei lavori avverrà entro i termini di legge, salvo in caso di necessità urgenti ravvisate dall ente appaltante per le quali si procederà alla consegna nelle more della stipula del contratto con le modalità prescritte dagli artt. 153, 154 e 155 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento Generale sui lavori pubblici). Pag. 19
20 La Direzione Lavori o il Settore OO.LL.PP. comunicherà telefonicamente e/o via fax all'impresa l'eventuale intervento di manutenzione o di pronto intervento da eseguire, fermo restando l'obbligo per l impresa di monitorare le strade e comunicare ogni inconveniente e/o inefficienza. L'impresa è obbligata ad iniziare i lavori entro il termine massimo di 48 ore dalla comunicazione fatta eccezione per gli interventi di particolare pericolosità e di estrema urgenza. Inoltre, i lavori dovranno essere ultimati entro il termine indicato nell ordinativo. In caso di ritardo nell inizio dei lavori su un area indicata dall Amministrazione, sarà applicata una penale per ogni giorno di ritardo. Nel caso di mancato inizio su più aree, la penale verrà applicata una volta per ogni area. Qualora il termine d inizio e di ultimazione dei lavori non verrà rispettato sarà applicata una penale nella misura di 200,00 (euro duecento/00) per ogni giorno di ritardo. In caso di particolare pericolosità e di estrema urgenza ad insindacabile giudizio del Servizio Opere e Lavori Pubblici o della Direzione lavori, l'impresa dovrà intervenire immediatamente in qualsiasi orario avvenga la segnalazione. Si ribadisce che comunque l appaltatore è obbligato, ai sensi del dell art. 2, a monitorare le strade e ad intervenire in caso di estremo pericolo. Qualora l'impresa non interverrà entro 1 ora dalla chiamata per l'esecuzione d interventi di particolare pericolosità o di estrema urgenza, verrà applicata una penale nella misura di 200,00 (euro duecento/00) per ogni ora di ritardo e fino al massimo di 2.000,00 (euro duemila/00). Qualora l'impresa non interverrà entro 1 ora dalla chiamata per l'esecuzione di interventi di particolare pericolosità o di estrema urgenza, per tre volte, oltre all'applicazione della penale, si procederà alla rescissione contrattuale. L Impresa sarà ritenuta responsabile di eventuali aggravi e danni a carico dell Ente, dovute al mancato o ritardato intervento. Pag. 20

References: Articolo 1
 Articolo 2
 Articolo 3
 art. 161
 art. 3
 art. 34
 art. 24
 art. 34
 art. 37
 art. 92
 Articolo 4
 art. 53
 art. 82
 art. 122
 Articolo 5
 Articolo 6
 art. 5
 art. 61
 art. 307
 art. 133
 Articolo 7
 art. 163
 Articolo 8
 articolo 1664
 Articolo 9
 Articolo 10
 Articolo 11
 art. 2
 Articolo 12
 Articolo 13
 Articolo 14
 art. 113
 art. 113
 art. 54
 articolo 129
 art. 125
 articolo 37
 art. 25
 Articolo 15
 articolo 37
 articolo 2359
 articolo 10
 articolo 12
 articolo 10
 Articolo 16
 art. 2