Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1996-01110-de-mayo-22-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_e0b1129509680078e0430a0101510078&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-21 13:39:20+00:00

Document:
SENTENCIA 1996-01110 DE 22 DE MAYO DE 2013
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO. PARA QUE OPERE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO ES IMPRESCINDIBLE QUE SE CONSTATE O VERIFIQUE LA EXISTENCIA DE UN DAÑO ANTIJURÍDICO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y LA IMPUTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA DEL MISMO A LA ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE. LAS CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL PUEDE SER LAS SIGUIENTES: 1). LA DECLARACIÓN COMO TAL DEL INCUMPLIMIENTO2) LA RESOLUCIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO3) LA DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y LA ATRIBUCIÓN O IMPUTACIÓN DEL MISMO, Y 4) LA CONSECUENTE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO PADECIDO.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CONTRATO ADMINISTRATIVO, CADUCIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
Sentencia 1996-01110 de mayo 22 de 2013
Expediente: 05001232400019961110 01
Radicación interna: 22.090
Demandante: Proyectos y Construcciones S.A.
Demandado: Corporación de Vivienda y Desarrollo Social, Corvide
Se es competente para conocer de este proceso en segunda instancia, pues la pretensión mayor individualmente considerada, corresponde a la de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, por valor de $ 268.449.694(1), suma que resulta superior a la exigida para que un proceso iniciado en el año de 1996, tuviera vocación de doble instancia, esto es, $ 6.860.000, de conformidad con las reglas de competencia establecidas en el Decreto 597 de 1988.
2.1. Copia íntegra y auténtica de la Resolución 252 del 30 de mayo de 1995, por medio de la cual se declaró la caducidad del contrato 224 de 1993, y ordenó hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria (fls. 81 a 110, cdno. 2).
2.2. De folio 111 a 153 del cuaderno principal se aprecia copia íntegra y auténtica de la Resolución 353 del 4 de julio de 1995, suscrita por el gerente de Corvide, a través de la cual se confirmó en todas sus partes el acto administrativo referido en el numeral anterior.
2.3. Copia íntegra y auténtica de la Resolución 431 del 1º de agosto de 1995, proferida por el gerente de Corvide en la que se liquidó unilateralmente el contrato 224 de 1996 (fls. 158 a 168, cdno. 2).
2.4. De folio 178 a 201 del cuaderno 2 reposa copia íntegra y auténtica de la Resolución 576 del 10 de octubre de 1995, en virtud de la cual se modificó parcialmente la liquidación unilateral del referido contrato.
2.5. Copia íntegra y auténtica del contrato de obra 224 de 1993 signado por el Fondo Nacional Corvide y Proyectos y Construcciones S.A., en el que se convino entre otros aspectos, lo siguiente:
“Novena: Términos de ejecución
Programa de trabajo: El desarrollo y ejecución de la obra materia del presente contrato se ceñirá al programa general de trabajo que debe elaborar el contratista, previa aprobación de la subgerencia técnica.
Dicho programa se incorpora a este contrato y será de forzosa ejecución por parte del contratista, por lo que su incumplimiento será causal para que Corvide pueda declarar la caducidad del mismo.
Decimacuarta: Causales de caducidad
Corvide podrá unilateralmente decretar la caducidad administrativa del contrato, cuando de presente algunos de los siguientes eventos:
f. Cuando por culpa imputable al contratista los trabajos no avanzaren en forma satisfactoria.
g. Cuando la calidad de las obrar que ejecuta el contratista no fuere aceptable a juicio de la interventoría.
h. Cuando el contratista no diere principio a los trabajos o no los termine dentro del plazo estipulado.
k. Por incumplimiento del contratista a algunas de las obligaciones contraídas en este documento, si a juicio de Corvide de hace inconveniente para la continuación del contrato.
p. La utilización de materiales diferentes a los solicitados en las especificaciones técnicas y/o que consten en los planos” (fls. 51 a 71, cdno. 2).
2.6. Cuaderno original de interventoría, en el que se consignó, entre otros aspectos, lo que se transcribe:
“(...). Se da inicio a la obra el día 11 de enero/94, para un plazo de 300 días solares...
Febrero 2/94: Se le solicita a la interventoría planos definitivos de la localización, Manuel Restrepo comenta que ya se estan (sic) elaborando dichos planos en Corvide, pero que mientras no se cuente con los mismos, El (sic) estará disponible en la obra, para resolver cualquier duda.
Febrero 3/94: A pesar de que las cotas de las excavaciones son las definidas debido a que los muros de contención que se requieren para soportar los llenos que requerira (sic) la obra; Requieren (sic) de fundaciones mucho más grandes que las planteadas en los planos estructurales. En el terreno se observan cortes de más de 7 mts. Se le solicita a interventoría acuerde una reunión con Estec (asesor de suelos) e Ingeniería del Concreto (estructural), para definir si es o no necesario rediseñar algunos de los muros de contención.
El ingeniero de Estec, realiza una visita a la obra y explica que el suelo que se observa en los cortes es apto para fundaciones.
Mayo 10/94
La interventoría hace notar que desde el día 7 de mayo los trabajos están paralizados parcialmente por falta de hierro.
Junio 3/94
P y C deja constancia de que se están manejando gran cantidad de cambios en diseño a través del libro de bitácora y órdenes verbales lo cual da lugar a equívocos y errores por las cuales no podemos responsabilizarnos. Todo cambio requiere estudio, planeación y verificación en los recursos de materiales, mano de obra y equipo de trabajo. Esto consume tiempo y extracostos. De todas maneras aunque se definan cambios en el libro de bitácora es indispensable dibujar inmediatamente planos para la cuadrilla de trabajo, maestro de obra, inspector de interventoría y residentes de la construcción e interventoría para que todos trabajen bajo el mismo concepto. No se puede pretender que la sola anotación en el libro de bitácora, (...). sea suficiente para definir una obra de esta magnitud. Los errores ya presentados por este motivo deben ser reconocidos en costo y tiempo por Corvide.
Junio 15-94
Se autoriza la utilización del ladrillo para la obra —producido por las ladrilleras Pomar y San José—. En vista que la entrega de dicho producto solo se inicia en el mes de sobre, es conveniente agilizar los trámites correspondientes para el suministro oportuno.
Junio 23/94
Se recuerda la necesidad que se tiene en el suministro operativo de materiales - tanto de playa como el hierro, pues por este último la marcha de la obra ha tenido varios retrasos.
Junio 28/94
De la nota escrita por intervendría, hay varios puntos q’ (sic) faltan por definir: Así.
En el numeral A referente a los alcantarillados, no hay planos definitivos para iniciar dicha actividad; esto hace que retrase la actividad del numeral B. Para la construcción del tanque se había programado después de terminar el vaciado de columnas de edificios # 3 – 4 y 5, que q’ (sic) en dicho sitio se encuentra instaurado la planta de producción mezclas.
En cuanto a la construcción de los muros de contención, zona vinculación, a la fecha no se tiene el diseño estructural para proceder a construirlos.
Julio 1/94: Se inició la mampostería el 27 de junio, se hicieron las observaciones sobre la necesidad de escoger bien los ladrillos en cuanto a la uniformidad en los bordes, en la longitud y en el ancho. Con el avance de la pega se vieron muchos imperfectos en cuanto a la dimensión de las ranuras horizontales y verticales que con esta clase de ladrillos es imposible que quede bien.
El subgerente técnico al visitar la obra conceptúo sobre la necesidad de mejorar el suministro y por ende la mano de obra; igualmente indicó, que los muros que se han construido a la fecha deben ser corregidos, pues presentan muchas fallas en cuanto a la horizontalidad y verticalidad de los elementos.
Julio 8/94: De acuerdo a las especificaciones técnicas existen variantes para el vaciado de las losas:
1. En primer término se había solicitado que para el vaciado de la losa de sótano, estas se hicieran con casetón recuperable, y estas no se hicieron así.
2. Para el vaciado de la siguiente losa (primer piso) y a pesar de que se especifica utilizar Formaplac para un mejor terminado, esta no se utilizó.
La losa programada para el 2 de julio, a la fecha no se ha realizado, perjudicando de esta forma la programación respectiva, pues esta losa se encuentra lista para ser vaciada.
Julio 12/94: Se encuentra la obra semiparalizada:
1. La losa programada para el 2 de julio (losa 3 - bloques) aún se encuentra lista para ser vaciada (es extraño ya que Argos a muchas otras firmas les ha suministrado oportunamente).
2. La losa 3 del bloque 3 también le falta el 60% de los casetones como también parte del hierro, pues no hay existencia alguna.
3. La losa 3 del bloque 4, también está suspendida por falta de arena para el mortero, (en fin, no existe un solo viaje de material de playa ni piedra en la obra). Igualmente el hierro para esta misma losa no está en la obra.
4. Estan (sic) suspendidos los vaciados de piso por falta de material. El ladrillo para la mampostería se sigue escogiendo pero ha resultado infructuoso, pues la calidad demerita mucho.
5. Los muros de contención ya autorizados para su vaciado no se han iniciado.
6. De seguirse en este programa, esta obra se retrasarla en no menos de 3 meses Injustificadamente.
Julio 21/94: la losa 3 del bloque 4 le falta todavía el hierro (no hay existencia).
Se encuentra retrasado el vaciado de columnas por falta de vaciado de losas, siendo esta una actividad crítica.
Se ve el retraso de la obra, pues el personal que labora es de 35 personas, número insuficiente para la magnitud de la misma, además existe escasez de materiales.
Nota: Hasta que no se defina por parte de la firma constructora el revoque en cielos ya acordado se suspende la mampostería del bloque 5, pues existen deficiencias en las losas de 3 a 6 cms, que repercuten en el nivel de cielos (bloque 3-4).
Agosto 3/94: Sigue paralizada la obra sin justificación alguna, así mismo renunció el director de obra.
Agosto 10/94: Continúa paralizada la obra.
Agosto 18/94: Continúa paralizada la obra, solo se encuentran laborando un subcontratista, 4 ayudantes y un oficial. No hay existencia de materiales, las losas que están pendientes por vaciar sufren deterioro.
Octubre 10/94: La interventoría había manifestado con anterioridad, la necesidad de incrustar en forma sólida y firme en el concreto, los marcos de las tapas de las cajas de los desagües de piso, correspondientes a los parqueaderos del bloque 3, 4 y 5. En el día de hoy hemos observado que se están adelantando acabados en estas cajas tales como esmaltado y filetes. Este trabajo no está conforme a lo acordado previamente. Por lo tanto informamos que se debe de suspender todo tipo de trabajo en las cajas-rejas de desagüe de piso en parqueaderos hasta tanto no se coloquen los marcos de las tapas metálicas; esto con el fin de minimizar los remiendos futuros en estas cajas, las cuales como es lógico recibirán el peso de vehículos.
Octubre 13/94: Es necesario adelantar los muros de circulación, los diseños de estos muros de contención ya se encuentran en la obra, por lo tanto no encontramos justificación para el retraso en la construcción de estos muros.
Hasta la fecha se han construido 16 losas del total de 26.
Octubre 24/94: Debido a que no se ha podido normalizar el suministro de ladrillo de 10x20x40 en perfectas condiciones, se resuelve suspender todos los muros de 10 que están construyendo actualmente con este material.
Para continuar la construcción de muros de 10 se resuelve construirlos en adobe catalán de 10 x 15 x 30 colocados de canto.
Octubre 31/94: Los muros de 15 construidos en el segundo piso del bloque entre ejes 16 y 17-G y H, no se reciben por que fueron hechos con adobe catalán de segunda.
Los muros en ladrillo de 10x20x40 colocados de canto, se constató que todos tienen grandes Imperfectos en cuanto a la calidad del adobe, ya que presentan ranuras irregulares desde medio centímetro a cinco centímetros, igualmente, la modulación es irregular, se encuentran mal alineados, las hiladas están desniveladas, los muros no están trabados y sin conectores, pegas pobres en cemento, los ladrillos están pegados sin haberlos humedecido previamente. En resumen, solo son muros aptos para revocar.
En la obra se ha reducido el personal en algunas actividades y de esto no encontramos ninguna justificación.
Noviembre 3/94: Continúa la mala calidad en la construcción de la mampostería de 10 y 15, en muchas partes parecen trabajos de obreros de tercera categoría.
Noviembre 8/94: La obra se encuentra paralizada, los trabajadores se encuentran reclamando el pago y no hay ninguna explicación para esta situación.
Noviembre 9/94: Proyectos y Construcciones se compromete a remplazar el acabado de la losa de Formaplac a Pertita, considerando la nivelación de las juntas entre teleras.
Noviembre 10/94: La interventoría tiene muchas objeciones con respecto a la mampostería construida hasta el momento. (...).
Noviembre 15/94: Bloque 1 - 2 - En la mampostería de 10 y 15, el sistema de ranurado presenta bastantes imperfectos, (...). Existen bastantes ladrillos desbordados y quemados (...).
El personal de la obra se ha ido recortando.
Diciembre 12 de 1994:
Respecto al suministro de ladrillo 10x20x40 cara lisa el constructor quiere dejar en claro los siguientes puntos:
(...). 2. Continuamente se está escogiendo el ladrillo y se reitera el defectuoso, para no pegarlo; lo que incluso nos da un alto desperdicio.
Diciembre 20/94
(...). No se han hecho las reparaciones debidas en cuanto a ranuras, existen pegas de adobes que es necesario remplazarlos, no se ha hecho limpieza de adobes.
Enero 4/95.
Definitivamente la actividad de pega de baldosa tiene que suspenderse por motivos como este:
1. Existen resanas en la instalación eléctrica.
2. La limpieza general de adobe hay que proceder a hacerla.
3. El reemplazo de piezas despedazadas no ha sido ejecutadas(sic).
Enero 12/95: En visita efectuada a la obra por la subgerencia técnica se encontró lo siguiente:
1. No hay ingeniero o arquitecto residente.
2. El personal es insuficiente para la terminación en el plazo estipulado la obra.
3. Hay desaseo en la obra.
4. Hay mala calidad de materiales.
5. Hay actividades que no están siendo programadas (caso baldosa y resanes - perlita - mampostería) que deterioran los materiales o actividades y ejecutadas,
Por lo consiguiente se notifica al contratista que no se cumplirá plazo y se cobrará las multas estipuladas en el contrato, en caso de no tomarse las correctivos necesarios.
Enero 18/95.
Al iniciar labores sigue latente la falta de suministro de hierro 3/8”, lo que impide acometer las vigas de amarre.
Enero 25/95: La interventoría llama la atención por la falta de tubería de abastos, hecho que atrasa mampostería, baldosas y enchapado, igualmente de la falta de hierro necesario para vaciar vigas de amarre y las escaleras de los bloques 1 y 2 que se encuentran formaleteados desde hace días.
Febrero 1/95: La interventoría ordena corregir las salidas para grifos, sanitarios y lavamanos ya que el nicle se está colocando en PVC y no galvanizado ½”x4”, según detalles del plano gh/11.
Febrero 2/95: Tampoco hay suficiente acero de 3/8" y continúa sin llegar la tubería de abastos.
Febrero 6/95: La interventoría considera que es insuficiente el equipo, este no debe retirarse sin autorización, no se inicia la colocación de la tubería que va expuesta en los cielos por falta de materiales, sigue pendiente el suministro del hierro lo que paraliza la construcción del muro del eje 12.
8:00 a.m. No hay cemento, adobe Terminal 0,10, hierro 3/8”, tubería de abastos; razón por la cual el personal se encuentra prácticamente parado.
La interventoría continúa preocupada por el desaseo reinante en la obra, la gran acumulación de escombros no permite ver avances en la obra.
Febrero 10/95
La obra continua semiparalizada, si se continua con este ritmo es imposible que se termine en el tiempo previsto y más aún cuando la escasez de materiales es cada día más notoria, hasta tal punto que los escombros y basuras que deben ser retirados de la edificación están siendo zarandeados dizque para removerlos, lo que la interventoría objeta y no acepta esas determinaciones de la residencia de la obra.
Marzo 2/95
(...). Estado actual de la obra:
— Falta el 12% de la estructura, representada en vigas de amarre; del total de las vigas de amarre falta el 60%
— Falta el 84% de la baldosa.
— Faltan 18 apartamentos por perlita, 22%.
— No hay ningún techo completo, solo van 2 apartamentos con tablilla y una capa de impermeabilización.
— En apartamentos falta aproximadamente un 10% de mampostería, representado en fachadas de bloques 1 y 2, buitrones, cuchillas y pasamanos.
— Se lleva el 26% de la ventanería total instalada.
— Hay colocadas un 53% de enchapes de baños de los cuales 11 tienen enchape.
— Se han colocado 11 lavaderos.
— Las salidas eléctricas van al ritmo de la mampostería, en cuanto a cajas y tubería se entiende que por seguridad no se alambren ni aparateen.
Abril 21 de 1995
La interventoría solicita nuevamente la programación de obra, (...). e insiste en que si no se acatan sus órdenes, se está incumpliendo el lo contractual.
Junio 21 de 1995
(...). Se trataron los siguientes puntos:
4. Se entrega copia de la resolución de legalización de construcción otorgada por planeación metropolitana” (libro auxiliar de anexos).
2.7. Sobre las circunstancias que se presentaron y alteraron la ejecución del contrato:
2.7.1. Declaración de Gustavo Duque Villegas, gerente técnico de Proyectos y Construcciones S.A.:
“Preguntado: Ud. Visitó el sitio donde había de ejecutarse la obra y en caso afirmativo ¿qué observación hizo? Contestó: Para la preparación de la propuesta la visita al sitio de la obra ejecutó el ingeniero encargado de presupuestos Luis Fdo. Restrepo. En dicha visita, según el conocimiento que tengo, no se hizo ninguna observación especial. Normalmente en estas visitas a las obras donde se licitan contratos, se hacen con el objeto de que los proponentes conozcan el sitio donde se ejecutará la obra y observen las facilidades de acceso, servicios públicos, vecindario, seguridad, etc. que sirvan de base para preparar la oferta. Se entenderá que en una visita de este estilo es imposible pretender avisorar (sic) o resolver problemas técnicos que se puedan presentar en el desarrollo del contrato. Preguntado: ¿En la información que se le dio a los planos correspondientes el diseño de los edificios y a los planos de construcción requeridos por planeación? Contestó: Corvide puso a disposición de los proponentes un juego de planos provisionales, todos ellos sin ninguna clase de aprobación por parte de las entidades competentes. (...). Preguntado: Esos diseños provisionales que recibió el contratista fueron modificados durante la ejecución del contrato para hacerle un rediseño a la obra, según la información que aparece en el expediente. Díganos ¿quién sugirió el cambio o modificación al diseño y en qué consistió esa modificación? Contestó: Durante el proceso de ejecución del contrato se presentaron innumerables cambios en el diseño por distintos motivos los cuales trataré de resumir a continuación. En primer lugar, iniciada la obra el 11 de enero de 1994, y mientras se ejecutaba la localización topográfica del proyecto en el lote, y se iniciaba el movimiento de tierras, nuestros ingenieros detectaron que el proyecto no cabía dentro del lote tal como había sido concebido por los arquitectos de Corvide y no se cumplían con los retiros a construcciones vecinas exigidos Por planeación MPLA. Esto obligó a modificar la ubicación de los edificios acercando entresí (sic) las cinco torres de vista, lo cual aumentó las diferencias de nivel en un lote tan pendiente, entre torres adyacentes, lo cual obligó a la intervención de los ingenieros de suelos de la firma Estec a modificar las fundaciones planteados. Todo este proceso causado únicamente por deficiencias en el diseño presentado por Corvide, obligó a la suspensión de la obra entre el 4 de febrero y 25 de marzo de 1994, lo que a su vez motivó que Corvide ampliara el plazo y reconociera la mayor permanencia que estos hechos causaron. Este proceso de reubicación de los edificios obligó a que el proyecto de urbanismo que tenía Corvide tuviera que ser modificado pues las pendientes aumentaron considerablemente frente a las inicialmente previstas. Esto obligaba a rediseñar las pendientes y rasantes de las vías internas y los parqueaderos, las redes de alcantarillados de aguas negras y lluvias y los muros de contención necesarios para conformar las obras de urbanismo. Desafortunadamente estos cambios de diseño cuya necesidad era conocida desde marzo de 1994, nunca fueron entregados a la firma constructora para su ejecución dentro del plazo del contrato. Es así como los planos de alcantarillado solo fueron recibidos el 13 de febrero de 1995 o sea catorce meses después de haberse empezado la obra que tenía un plazo de ejecución inicial de solo diez meses. Cuando se solicitó a las EE. PP. de Medellín interventoría para la ejecución de las obras de alcantarillado, esta no la concedió dado que estos planos carecían del visto bueno para las obrar de urbanismo por parte del planeación municipal. Todo esto hizo que las obras de alcantarillado solo se pudieran iniciar a fines de marzo o principios de abril de 1995. Los planos de vías y rasantes para las obras de urbanismo solo se tuvieron definitivos durante el mes de abril de 1995. Los de muro de contención y el tanque de almacenamiento de agua, se obtuvieron aproximadamente durante el mes de marzo o abril de 1995. (...). Cualquier incumplimiento o cualquier cambio afectaría gravemente la posibilidad de cumplimiento de los plazos y obligaría a la entidad contratante a conceder los plazos que su imprevisión causara y a reconocer los extracostos lo que prueba la veracidad de lo aquí comentado. Desafortunadamente el cambio de administración presentado en Corvide a principio de 1994, gratuitamente y sin ningún conocimiento previo del desarrollo del contrato, desconoció lo planteado respecto a extracostos y a prórrogas causadas por la imprevisión de la entidad contratante. Desconoció además, el pacto que se hizo a comienzos de 1995 en el sentido de que a pesar de haber sido admitida Proyectos y Construcciones en concordato, no se configuraba el causal de incapacidad económica para declarar la caducidad al contrato dado el compromiso de financiación total de este por parte de Finsocial. (...). Preguntado: Diga al despacho si en la entrega de materiales ¿hubo algún tropiezo para el suministro oportuno y si el interventor rechazó en alguna oportunidad los materiales suministrados por Uds.? Contestó: Salvo algunos inconvenientes presentados en los meses de julio o agosto de 1994, oportunamente resueltos con un contrato de financiación con Finsocial, el suministro de materiales de la obra fue completamente normal. Prueba de ello es que salvo los meses de febrero y marzo de 1994, con motivo de la suspensión mientras se reubicaban los bloques, julio y agosto de 1994, por lo que acabo de manifestar y tal vez febrero o marzo de 1995, cuando Corvide hizo unos absurdos descuentos en el acta de obra ejecutada por Proyectos y Construcciones, en todos los demás meses la ejecución de obra fue parecida o muysuperior (sic) al promedio necesario para cumplir con el contrato. Quiero aclarar que en cuanto a la calidad de los materiales la única objeción reiterativa por parte del personal técnico de Corvide, se presentó con los ladrillos 10, 20, 40, necesarios para algunos muros divisorios en los interiores de los apartamentos. Preguntado: ¿Cuál fue la razón para que se declarara caducado el contrato? Contestó: Para mí nunca fueron claras. En la resolución del 30 de mayo, por la cual se declaró la caducidad al contratista, extrañamente, se mencionan una serie de hecho-s (sic) principalmente relatados en el libro vitácora (sic) de la obra, que se refieren principalmente a la calidad de los ladrillos antes mencionados y manifestaciones por parte de Corvide acosando al contratista con la terminación del contrato (...). Preguntado: Indique al despacho si ¿a la fecha, agosto de 1997, Corvide le adeuda a Proyectos y Construcciones el valor de actas de obra ejecutada en desarrollo del contrato? Contestó: Sí, el conocimiento que tengo es que se debe toda la obra ejecutada durante los meses de mayo, junio y julio de L995 (sic)” (fls. 639 a 651, cdno. 3).
2.7.2. Declaración de Alejandro Arcila Arango, subgerente técnico e interventor de obra:
“(...). Preguntado por el apoderado de Corvide: mencionó Ud. que hubo retrazos (sic) en la obra, o mejor, dificultades debido a falta de material y personal. ¿Qué explicaciones daban los constructores a estos problemas? Contestó: La explicación era q2ue (sic) se debía a problemas financieros e inclusive se refinanciaron con la firma Finsocial a quienes nosotros les entregábamos los dineros (sic) respectivos de las actas. Luego la firma Proyectos y Construcciones entró en concordato, ratificando sus dificultades financieras. Preguntado: ¿En qué momento se recibía a satisfacción por Corvide, la obra terminada por Proyectos y Construcciones? Contestó: La firma Proyewctos (sic) y Construcciones elaboraba actas de obra y facturas. Con estas se verificaba la cantidad y calidad de las obras que facturaban, se volvían a hacer las inspecciones pertinentes, si había alguna objeción se les devolvía a los contratistas para que revisaran esa acta, con las nuevas mediciones hechas. Para el proceso de la liquidación, se volvió a medir toda la obra ejecutada a satisfacción, para proceder a su aprobación. Preguntado: ¿Quiénes hacían las mediciones de las obras que se recibían y si hubo problemas en materia de criterios sobre los que se medía? Contestó: Por parte de Proyectos y Construcciones, medían dos auxiliares de medidas, recuerdo los nombres pero no los apellidos. Eran Osvaldo y Rosario. Por parte de Corvide medían los auxiliares o inspectores de obra que eran los sres. Elkin Velásquez y Jairo Escudero. Para el proceso de liquidación, se midió conjuntamente y las cantidades totales habían sido definidas entre ambas partes. Posteriormente, la firma Proyectos y Construcciones, en la reposición de la liquidación presenta otras cantidades desconocidas para nosotros. Vale aclarar que las cantidades de algunos ítems no coincidían porque para ellos estaban ejecutadas pero APRA(sic) nosotros no se eran recibidas a satisfacción porque no cumplían las especificaciones. (...). Preguntado: ¿Recuerda Ud. en especial si hubo algún (sic) ítem o ítems sobre los cuales hubiese existido diferencias entre las partes por razón de la calidad o de las especificaciones, bien de la obra, bien de los materiales? Contestó: Sí. Recuerdo los ítems de mampostería por mala calidad en los materiales, dinteles por mala calidad y no cumplía algunas especificaciones. Eso es lo que recuerdo. Preguntado: Con respecto a ellos, ¿procedió la firma constructora a corregir las deficiencias o qué procedimiento siguió? Contestó: La firma constructora no corrigió las deficiencias pero sí los cobró como obra ejecutada. No se le pagó y se aclaró que no se realizaba el pago en las actas de liquidación. (...). Preguntado: ¿Qué porcentaje de la obra ejecutada, fue en definitiva recibida a satisfacción por Corvide? Contestó: Fue recibida a satisfacción un 85% de la obra contratada. Ese porcentaje de encuentra evaluando la cantidad de obra realmente ejecutada, esa cantidad se multiplica por el valor unitario de cada ítem y se obtiene así el valor parcial. La sumatoria de los valores parciales, se divide por el valor del contrato y se multiplica por cien (el declarante consulta documentos personales) obteniendo el porcentaje. El valor total de la obra ejecutada y recibida a satisfacción, fue de mil setenta y un millones, trescientos treinta y cinco mil setenta y dos pesos con 82 centavos. ($ 1.071.335.072.82). (...). Preguntado: ¿Qué porcentaje de obra faltante tuvo que realizar la empresa Conlatina , contratada por la compañía aseguradora, para terminar la obra? Contestó: (Consulta documentos personales el declarante) El contrato con la firma Conlatina estaba por un valor de 224.223.126, correspondientes a un diecinueve por ciento (19%) del valor del contrato realizado con la firma Proyectos y Construcciones, justificado en el quince por ciento (15%) para terminar el contrato o mejor, la obra contratada con Proyectos y Construcciones y un cuatro por ciento (4%) en demoliciones y reparaciones necesarias. (...). Preguntado por el apoderado de la parte demandante: ¿Es cierto que desde el comiento (sic) mismo de la ejecución del contrato se presentaron inconvenientes en la obra que implicaron prórrogas del plazo contractuales fueron esas causas que originaron tal prórroga? Contestó: Es cierto que por una observación de planeación metropolitana se giró uno de los edificios, lo que justificó la primera prórroga de treinta (30) días. Las dos prórrogas siguientes se justificaron en la carencia de planos sellados por EE. PP. de Medellín para el diseño del alcantarillado. Sin embargo, cuando se concedió la última prórroga, ya existían los planos, ya se había iniciado la ejecución de los ítems relativos a estas obras y ya EE. PP. de Medellín estaba realizando la respectiva interventoría. Conjuntamente se estimó que el tiempo adicionado era suficiente para adelantar las actividades necesarias. (...). Preguntado: ¿El contratista le reclamó a Corvide por la no entrega oportuna de los planos de aguas lluvias y aguas negras? Contestó: Claro. Sí y eso justificó las dos prórrogas. Preguntado: ¿Dichos planos eran necesarios para continuar la ejecución de la obra? Contestó: (...). Esos planos eran necesarios para la culminación de las obras de urbanismo mas no para la terminación de los apartamentos, puesto que no se justificaba el atrazo (sic) que se presentaba en la construcción de los apartamentos. (...). Preguntado: Indique ¿cómo se descompone en pesos los valores del contrato inicial suscrito entre Conlatina y Corvide, indicando qué corresponde a la obra dejada de ejecutar por el contratista y las obras adicionales o extras si se presentaron? Contestó: (Observa el declarante documentos personales) Los valores de Conlatina fueron valor obra faltante: $ 156.017.196 más reparaciones por obra mal ejecutada por Proyectos y Construcciones $ 169.848.286, más valor de reajustes $ 71.828.840, más valores obras extras que ya se habían estimado con P y C., $ 2.546.000. Valor del contrato $ 244.223.126. Valor final del contrato $ 348.314.039. La diferencia entre el valor final y el valor del contrato corresponde a $ 104.090.913 fue de obra extra. (...). La empresa Conlatina y la aseguradora El Cóndor hicieron la evaluación de la mampostería que no estaba ejecutada a satisfacción. Plantearon algunas demoliciones y reconstrucciones y revocaro (sic) algunos de los muros a cuenta de ellos” (fls. 722 a 728, cdno. 3)
2.7.3. Declaración de Henry Londoño Narváez, también arquitecto interventor del contrato:
“(...). Preguntado: Diga ¿cuál fue la causa que originó la declaratoria de caducidad del contrato en ese proyecto? Contestó: En todo el proceso de construcción se iban presentando desfaces (sic) para la terminación del contrato en lo que a tiempo se refiere, como también se presentaban incumplimientos por (sic) suministro de materiales y vinculación de personal de obra. (...). Preguntado: Mencionó Ud. demoras o desfaces en el trabajo de construcción de la obra. ¿Tenía Proyectos y Construcciones alguna explicación para justificar estas deficiencias? Contestó: (Consulta documentos personales que porta el declarante) En el tiempo que yo estuve ninguna razón especial dio para las demoras, pero si puedo, para que quede constancia, citar las fechas en las cuales yo como arquitecto interventor veía con preocupación la falta de materiales de construcción y la falta de personal. Tuve la oportunidad de tomarle fotos a ciertas deficiencias y las puedo adjuntar como prueba de ello. Preguntado: ¿Recuerda específicamente algunas objeciones a obra terminada? Contestó: La terminación de mampostería en pasamanos, la mampostería de punto diez cuyas ranuras horizontales y verticales no se acomodaban a las especificaciones conocidas con anterioridad. Deficiencias en los pisos, en remates en canoas, en las ruanas y techos que dejaban al descubierto por determinado tiempo para un futuro deterioro de la tablilla y por ende de la tela asfáltica como se puede apreciar en las fotos que adjunto (...). Preguntado: ¿Sabe Ud. si las actas de obra recibida a satisfacción de Corvide y las actas de reajustes distinguidas con los números 16 a 18, fueron pagadas por Corvide? Contestó: Estas actas se pueden constatar en el recibo de las mismas, pues el tiempo que estuve los pagos se hicieron en cuanto a actas de pago y reajuste, fueron canceladas oportunamente y reajustadas en los meses respectivos. (...). Preguntado: ¿Sabe Ud. si las actas correspondientes al trabajo extra que se le encomendó a Proyectos y Construcciones fueron todas canceladas por Corvide? Contestó: Hasta que yo estuve de interventor de la obra, las obras extras y de obra ordinaria y reajustes fueron canceladas oportunamente. Preguntado: ¿Sabe Ud. qué porcentaje de la obra contratada en el contrato 224, fue recibida a satisfacción por Corvide? Contestó: Realmente hasta el tiempo que yo estuve y de lo recibido por mí, le calculo un 80% (...). Preguntado: ¿Era práctica para la época, y además acorde a la ley el que los planos definitivos fueran aprobados con posterioridad al inicio de la obra? Contestó: La mayoría de los planos estabamos (sic) aprobados. Existió en el transcurso de la construcción que por dificultad según lo manifestaba la misma calculista para la construcción del bloque 1, fue necesario rebatirlo para que los parqueaderos quedaran en la parte más difícil cuyas cargas eran mucho menors (sic) estructuralmente. Eso no implicaba que la obra se paralizara pues dichos cálculos eran los mismos, en cuestión de hierro y estructuralmente en general. Preguntado: ¿A qué se debió entonces, a que el contrato fuera prorrogado por 3 ocasiones? Contestó: Como consta en la bitácora, yo personalmente me oponía a eso, y existen comunicaciones dirigidas al jefe inmediato en las cuales no veía justificación alguna. Preguntado: Sírvase indicar ¿si a la entrega por las autoridades competentes de los planos ya sellados fue obstáculo para el desarrollo normal de la construcción? Contestó: No fue ningún obstáculo en lo que respecta a lo arquitectónico porque yo personalmente lo definia (sic) y lo estructuralmente estaba al frente el ingeniero Manuel Restrepo también definia (sic) la parte estructural” (fls. 728 a 735, cdno. 3).
2.8. De folios 711 a 714 del cuaderno 3, obra declaración del señor Mauricio Urrea, representante legal de Conlatina, quien da cuenta de la terminación de la obra, los cambios que se ejecutaron y si el trabajo recibido se ajustaba a las especificaciones exigidas en el contrato:
“(...). Preguntado. Sírvase indicar si Ud. sabe si antes de la declaratoria de caducidad del contrato por parte de Corvide a la aseguradora Cóndor se le informó sobre las dificultades que tenía Proyectos y Construcciones para dar adecuado cumplimiento al contrato del proyecto Plaza Linares. Contestó: Sí, yo personalmente estuve si mal no recuerdo un año antes y la solicitud de Corvide verificando el desarrollo y avance de los trabajos que venía llevando a cabo la firma Proyectos y Construcciones, observándose un atraso significativo que el contratista estipulaba a problemas financieros por no pago de otros contratos que estaba desarrollando con otras entidades del Estado (...). Preguntado: Cuánto tiempo se pactó entre Conlatina y Corvide para terminar las obras faltantes del proyecto Plaza Linares. Contestó: La aseguradora a través de la firma Conlatina planteó tres meses para la terminación de las obras pero la administración no aceptó y estipuló que debería ser dos meses a pesar del requerimiento de la aseguradora. (...). Preguntado. Al momento de recibir ustedes el contrato tuvieron que cambiar obras o derruir obra a cambiar materiales de lo ya hecho por Proyectos y Construcciones. Contestó: Dentro de la negociación inicial se acordó que la firma Conlatina repararía o reconstruiría obra que supuestamente la firma Proyectos y Construcciones había ejecutado mal esto con énfasis en el ítem o actividad de muros por mala calidad de los bloques utilizados en su construcción así como de la obra de mano. Al comenzar las reparaciones acordadas y proceder a levantar nuevo muros en cambio de los que presentaban defectos y desplomes se pudo observar claramente que el material utilizado y exigido dentro de las especificaciones del contrato coincidía con el utilizado por el nuevo constructor; en otras palabras fue la conclusión a que se llegó por parte de Conlatina de que con el material exigido en las especificaciones utilizado por Proyectos y Construcciones y por Conlatina no permitía que los muros quedaran como lo exigía el interventor (...). También se encontraron a parte de lo antes estipulado problemas en instalaciones hidráulicas y sanitarias; estructura de cubiertas y algunos problemas de calidad del acabado de las vigas y columnas de la estructura de los edificios de los apartamentos que sí eran problemas del contratista Proyectos y Construcciones (...)”.
2.9. Con relación a la participación de Seguros El Cóndor en el proceso de la referencia, en virtud de su calidad de garante de la demandante, obra declaración de la señora Gloria Ríos Mejía, quien es su representante legal (fls. 819 a 823, cdno. 3):
“(...). Me vine a enterar de la construcción Plaza Linares cuando estuve vinculada a Seguros Cóndor ya que la firma constructora había adquirido con ellos la póliza de cumplimiento y a raíz de la declaratoria de caducidad del contrato, Seguros Cóndor entró a tomar parte en todo ese proceso (...). Preguntada: ¿Indique si Ud. se enteró que durante la ejecución del proyecto Plaza Linares hubiera tenido dificultades que hubiesen retardado la ejecución del proyecto? Contestó: Con anterioridad a la declaratoria de caducidad, Corvide nos enteró de los incumplimientos de Proyectos y Construcciones en el proceso de construcción de la obra (...). La obra, para mi visión, estaba mal hecha, porque aunque las estructuras de las edificaciones estaban terminadas, los acabados, los muros, los techos, estaban mal hechos, es decir, los techo colgados, las paredes torcidas, de mala calidad los acabados (...). De hecho por eso Seguros Cóndor asumió la terminación de la obra, creo yo que muy conscientes de que al declaratoria de caducidad se había tomado con argumentos muy válidos. Preguntada: Declarada la caducidad por Corvide, ¿cuál fue la participación o actuación de El Cóndor, con respecto a la obra y estado en que estaba, los materiales y las herramientas que existían allí? Contestó: Declarada la caducidad, la idea fue siempre asumir la terminación de la obra. Se inventariaron los materiales, las herramientas y todo lo que había dejado Proyectos y Construcciones y teniendo en cuenta que se tomaba la obra para concluirla y luego Cóndor debía hacer una especie de cruce de cuentas con Proyectos y Construcciones, se procedió a utilizar lo que servía de lo dejado allí y por esto precisamente se contó hasta lo más mínimo para entrar después, en el momento oportuno a arreglar esa parte del inventario que se hizo con Proyectos y Construcciones. (...)”.
2.10. El Departamento Administrativo de Planeación Metropolitana, de la ciudad de Medellín, en respuesta al exhorto 349-3 del Tribunal Administrativo de Antioquia, allegó oficio de fecha 10 de junio de 1997, en el que se lee:
“En atención al asunto en referencia, me permito informar que la fecha de aprobación de la licencia de construcción 1369, correspondiente a la urbanización Plaza Linares, es del 10 de junio de 1995, y la fecha de aprobación del planteamiento urbanístico de dicha urbanización es de abril 7 del mismo año (...)” (fl. 622, cdno. 3).
Como prueba de lo anterior, la entidad adjuntó copia de los radicados 765 y L-007082 de 1995, en los que Corvide solicita la licencia de construcción y visto bueno para sellos de propiedad horizontal de la urbanización.
2.11. A folios 721 del cuaderno 3, y 214 a 226 del cuaderno 2 de pruebas, obran fotografías que dan cuenta del estado de las obras objeto del contrato 224 de 1993.
3.1. La competencia del juez de segunda instancia se encuentra circunscrita por los parámetros de inconformidad contenidos en el recurso de apelación, de acuerdo con lo señalado por reciente jurisprudencia unificada de la Sala Plena de la Sección Tercera, oportunidad en la que se discurrió, así(2):
“Tal como en diversas oportunidades lo ha puntualizado la Jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, conviene precisar que mediante el recurso de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial —en este caso la que contiene una sentencia—, por lo cual corresponde al recurrente confrontar los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, con sus propias consideraciones o apreciaciones, para efectos de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se plantean ante la segunda instancia. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la parte inicial del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil...
(...). Así pues, por regla general, a la luz de las disposiciones legales vigentes y según la interpretación a las mismas les ha atribuido la jurisprudencia nacional, se tiene entonces que el recurrente debe señalar en forma oportuna, esto es dentro de los términos establecidos por la ley, tanto los asuntos o aspectos que considere lesivos de sus derechos, como también debe justificar las razones de su inconformidad, a las cuales deberá ceñirse el juez(3).
Dicha garantía, que le imposibilita al juez de la segunda instancia agravar la situación del apelante o resolverle en su perjuicio y que se circunscribe a los eventos en los cuales el cuestionamiento del fallo proviene de quien ha de aparecer como apelante único, encuentra expresa consagración constitucional en el artículo 31 de la Carta Política...
(...). De esta manera resulta claro que el límite material para las competencias del juez superior constituye el alcance de la apelación y los propósitos específicos que con la misma se persiguen, se complementa de manera diáfana y directa con la garantía de la no reformatio in pejus, a la cual, simultáneamente, le sirve de fundamento y explicación.
En este orden de ideas, para la Sala Plena de la Sección Tercera resulta claro —y alrededor de este planteamiento unifica en esta materia su jurisprudencia— que por regla general el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la instancia superior, sin perjuicio de los casos previstos o autorizados por la Constitución Política o por la ley, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia(4) de la sentencia como el principio dispositivo(5), razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum’”(6).
En efecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado en múltiples decisiones ha determinado la operancia del fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción ejercida, así como también ha encontrado acreditada la existencia de la falta de legitimación en la causa —por activa o por pasiva— e incluso la ineptitud sustantiva de la demanda, casos(7) en los cuales ha denegado las pretensiones de la demanda o se ha inhibido de fallar, según el caso, con independencia de si tales presupuestos o aspectos hubieren sido, o no, advertidos por el juez de primera instancia o por alguno de los sujetos procesales, incluido, claro está, aquel que hubiere impugnado la providencia del juez a quo.
3.2. Ahora bien, en relación con el asunto sub examine, es evidente que el demandante hace pender la eventual nulidad de los actos administrativos que, de una parte, decretaron la caducidad del contrato de obra 224 de 1993 y, de otro lado, que declararon la terminación unilateral del mismo, del incumplimiento por parte de la entidad demandada de las obligaciones negociales. Por tal motivo, en un análisis que deviene absolutamente lógico —a diferencia de lo señalado por el recurrente— era imprescindible que el estudio de la controversia se abordara desde la perspectiva del incumplimiento contractual para, de ser el caso, definir si los actos administrativos demandados fueron proferidos con algún vicio de forma o sustancial que los torne en nulos.
De modo que, en relación con el primer motivo de inconformidad desarrollado en el recurso, esto es, que se hubiere abordado por el a quo el estudio del litigio desde la óptica contractual del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, no le asiste razón al apelante porque era, se insiste, imprescindible que se centrara el debate probatorio en el presunto incumplimiento que se reclama, pretensión o petición que solo puede ser estudiada bajo la égida de la acción o pretensión interpuesta por la sociedad demandante, es decir, la de naturaleza contractual, en los términos contenidos en la norma vigente al momento de la presentación de la demanda, la cual era del siguiente tenor literal:
“ART. 87.—De las controversias contractuales (texto subrogado por el art. 17 del D. 2304/89). Cualquiera de las partes de un contrato administrativo o privado con cláusula de caducidad podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenaciones o restituciones consecuenciales; que se ordene su revisión; que se declare su incumplimiento y que se condene al contratante responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenaciones.
En esa perspectiva, acertó el tribunal de primera instancia al haber señalado como fundamento normativo de la acción (ahora pretensión con la L. 1437/2011) el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo disposición que no solo permitía luego de proferida la modificación contenida en la Ley 446 de 1998(8), bajo el ropaje de la acción contractual, demandar aspectos relacionados directamente con la validez o la ejecución del contrato, sino que, de igual forma, avalaba la posibilidad de censurar la legalidad de los actos precontractuales, contractuales y poscontractuales en aquellos eventos en que, para el momento de la presentación del respectivo libelo demandatorio, ya se había suscrito el negocio jurídico correspondiente.
En el caso concreto, como bien lo plantea el recurrente la única vía para acceder a la administración de justicia era la acción contractual, ya que una vez signado el contrato de obra 224 de 1993, todas las desavenencias —directas o indirectas— que se presentaran en relación con el mismo debían ser ventiladas a través de ese instrumento, cauce o vehículo procesal.
A modo simplemente ilustrativo, huelga señalar que si el contrato estatal ya se había celebrado —luego de la modificación introducida por la Ley 446 de 1998— la ilegalidad de los actos previos era una pretensión que solo podía formularse bajo la égida de la acción contractual, para lo cual, era imperativo deprecar de manera consecuencial, su nulidad absoluta, en los términos del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo.
La anterior regulación es algo que se echa de menos en la nueva normativa contenida en la Ley 1437 de 2011, comoquiera que bajo el nuevo CPACA, no es necesario que una vez celebrado el negocio jurídico se ejerza la pretensión contractual, así como tampoco que se censure la validez de aquel (CPACA, art. 141). En otros términos, es posible que con independencia a la suscripción del contrato se puedan interponer las pretensiones de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho de los artículos 137 y 138 ibídem, en los términos de caducidad establecidos en el artículo 164 de la misma codificación, esto es, de cuatro meses contados a partir de la notificación, comunicación o publicación del respectivo acto administrativo.
De allí que, en criterio de esta Sala —modificación que resulta desafortunada— es posible que se retire del ordenamiento jurídico un acto administrativo precontractual que le haya servido de fundamento o basamento al contrato estatal —ya celebrado— sin que este sea nulo o ineficaz, circunstancia por la cual podrá —con independencia de esa circunstancia— continuar generando efectos jurídicos mientras no sea censurado en la vía jurisdiccional.
Verificada la procedencia de la acción (hoy denominada pretensión) contractual, corresponde a esta Sala estudiar los argumentos sustanciales que se refieren al supuesto incumplimiento del contrato estatal, alegado por la sociedad demandante contra la entidad demandada Corvide.
3.3. El incumplimiento —desde la perspectiva del ordenamiento jurídico vernáculo— constituye hecho jurídico que conlleva la desatención total, parcial o tardía de las obligaciones y, por ende de las prestaciones, que se desprenden de un negocio jurídico; por consiguiente, el mismo puede dar lugar a una de las formas de terminación anormal de los contratos, esto es, la resolución del mismo, fenómeno que se presenta cuando el negocio jurídico es privado de su eficacia, se itera, en virtud del desconocimiento culposo total, parcial o moroso de las obligaciones a cargo de una de las partes de aquel(9). De igual forma, en caso de que se encuentre pactada la cláusula excepcional de caducidad del contrato (L. 80/93, art. 14), el incumplimiento grave y directo del mismo por parte del contratista permite declarar unilateralmente su terminación y liquidación e imponer las sanciones de que trata el artículo 18 de la Ley 80 de 1993(10).
En esa perspectiva, el incumplimiento lejos de manejarse como un escenario de desequilibrio en el negocio jurídico debe ser analizado como un típico evento de responsabilidad contractual en la que se valoran las obligaciones de cada una de las partes y su correspondencia en el iter respectivo.
De esta manera, el incumplimiento no solo habilita la resolución del contrato estatal, sino que, adicionalmente, permite deprecar la indemnización de perjuicios a favor de la parte acreedora, en contra del patrimonio del incumplido.
El incumplimiento puede ser analizado desde tres perspectivas(11): i) en sentido estricto, esto es, cuando el deudor no pone la conducta debida tal como ella estaba pactada, aun si el interés del acreedor que debe satisfacer esa conducta resulta efectivamente satisfecho (el acreedor obtiene el resultado práctico de tal conducta: el “bien debido”) por un medio distinto al comportamiento del deudor en sí mismo considerado, por ejemplo: por el hecho de una tercera persona que jurídicamente pueda valorarse como un “cumplimiento” en sentido objetivo, o también por la vía de un “cumplimiento forzoso” en especie..., ii) en sentido objetivo, cuando la obligación del deudor no solo resulta ya incumplida en sentido estricto, sino que el interés que tenía el acreedor en obtener esa conducta que no puso el deudor de modo espontáneo, tampoco resulta satisfecho ni por el “cumplimiento de un tercero” ni por la “ejecución forzosa de la especie”, y iii) en sentido subjetivo, cuando la situación en que viene a hallarse al acreedor en el segundo supuesto descrito, resulta imputable al deudor, en el sentido de que puede jurídicamente atribuirse a una deficiencia de la voluntad del deudor (culpa), el hecho de no haber puesto él la conducta pactada o, dicho de otra modo, en el horizonte de no aparecer comprobado un hecho extraño a la voluntad del deudor, impeditivo de la conducta que él había prometido en el contrato y que haya hecho para este objetivamente imposible la realización de tal conducta (imposibilidad objetiva sobrevenida, también llamada causa extraña o ausencia de culpa).
El incumplimiento del contrato estatal, entendido como uno de los múltiples supuestos que pueden desencadenar la responsabilidad patrimonial del Estado o del contratista, en los términos de la cláusula general de responsabilidad patrimonial contenida en el artículo 90 de la Constitución Política, supone que se verifiquen los dos elementos contenidos en la misma, es decir: i) el daño antijurídico y ii) la imputación del mismo a la administración pública.
En efecto, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el artículo 90 superior contiene el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado —en todas sus formas y modalidades—. Sobre el particular, el tribunal constitucional ha razonado de la siguiente forma:
“El actual mandato constitucional es no solo imperativo —ya que ordena al Estado responder— sino que no establece distinciones según los ámbitos de actuación de las autoridades públicas. En efecto, la norma simplemente establece dos requisitos para que opere la responsabilidad, a saber, que haya un daño antijurídico y que este sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública. Pero el artículo 90 no restringe esta responsabilidad patrimonial al campo extracontractual sino que consagra un régimen general, por lo cual la Corte no considera de recibo el argumento según el cual la noción de daño antijurídico no es aplicable en el ámbito contractual. Por el contrario, para esta corporación el inciso primero del artículo 90 consagra la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado y comprende por ende no solo la responsabilidad extracontractual sino también el sistema de responsabilidad precontractual (derivado de la ruptura de la relación jurídico-administrativa precontractual) así como también la responsabilidad patrimonial del Estado de carácter contractual”(12) (se resalta).
“Como ya se ha dicho, si bien en el anterior sistema jurídico no existía una cláusula constitucional ni legal que expresamente reconociera la existencia del instituto resarcitorio por las actuaciones de los entes públicos, el constituyente de 1991, acogiendo los criterios jurisprudenciales fijados por la Corte Suprema y el Consejo de Estado, se encargó de llenar ese vacío normativo y, al tenor del artículo 90 de la Carta Política, reconoce en forma directa la responsabilidad patrimonial del Estado, al consagrar que: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”
(...) la existencia de un régimen unificado en ningún caso borra las diferencias conceptuales que se registran en torno a los distintos ámbitos de aplicación de la responsabilidad patrimonial del Estado. En realidad, la pretensión constitucional se limita a subsumir bajo el concepto de daño antijurídico los distintos tipos de responsabilidad —extracontractual, precontractual y contractual—, dejando a salvo la manera como cada una se estructura, se configura y se materializa dentro del campo del derecho público.
En punto a la existencia y aplicación de los principios de reciprocidad y buena fe dentro del régimen colombiano de contratación estatal, se tiene que, a partir del fundamento constitucional al que se ha hecho mención, los mismos aparecen expresamente contenidos en el artículo 28 del estatuto general de contratación de la administración pública —L. 80/93—, que, al hacer referencia a los criterios de interpretación de las reglas contractuales, dispone: “En la interpretación de las normas sobre contratos estatales, relativas a procedimientos de selección y escogencia de contratistas y en la de las cláusulas y estipulaciones de los contratos, se tendrá en consideración los fines y los principios de que trata esta ley, los mandatos de la buena fe y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos conmutativos” (subrayas y resaltados fuera de texto).
En esa perspectiva, la responsabilidad patrimonial contractual de la organización pública se encuentra estructurada sobre la noción de daño antijurídico, así como en la de imputación del mismo en cabeza de la administración(14).
De igual forma, la imputación o atribución de esa lesión —la imputación— tendrá que verificarse en dos planos: i) el fáctico, comoquiera que el daño tiene que tener origen en un comportamiento activo u omisivo de la administración contratante en la celebración o ejecución del negocio, y ii) el jurídico, que supone la verificación de un fundamento normativo de la responsabilidad, el cual, tratándose de la responsabilidad contractual del Estado puede hallarse en el desconocimiento de los principios de buena fe o de reciprocidad de las prestaciones mutuas, así como en el factor subjetivo de la culpa de la administración.
En efecto, no debe perderse de vista que de conformidad con el artículo 1602 del Código Civil, el contrato constituye una ley para las partes, circunstancia por la que las prestaciones a las que están obligadas —contratante y contratista— son de estricto cumplimiento, al igual que los deberes legales que impone el legislador —de manera preponderante— en cabeza de la administración pública, especialmente en la etapa de selección en virtud del principio de planeación contractual, así como en las etapas contractual y poscontractual cuando se trata del ejercicio de potestades o cláusulas exorbitantes.
De allí que, el desconocimiento de las obligaciones por parte de la administración pública, tratándose de la ejecución de un contrato estatal, pueden provenir del incumplimiento de dos tipos de prestaciones, cuyo fundamento es disímil, bien (i) porque pueden estar apoyadas directamente en el contrato, o (ii) porque se tratan de deberes exigidos en la ley, luego la relación con el texto contractual es indirecta.
En el primer supuesto, el incumplimiento como ya se precisó, puede tener su génesis en: i) la mora en la obligación, ii) el incumplimiento total o parcial, y iii) el cumplimiento defectuoso de la prestación.
De modo que, en los términos del artículo 1603 del Código Civil, aplicable a los contratos estatales en virtud del principio de integración normativa del artículo 13 de la Ley 80 de 1993(15), las partes no solo se obligan a lo expresamente pactado, sino también a los deberes o mandatos que se desprenden del acuerdo contractual, de la naturaleza de la obligación y de la ley (principio de buena fe objetiva).
En ese orden de ideas, para que opere la responsabilidad contractual del Estado es imprescindible que se constate o verifique la existencia de un daño antijurídico por parte del contratista —el cual puede estar referido a la afectación negativa del interés que se persigue con el negocio jurídico— y la imputación fáctica y jurídica del mismo a la administración contratante, por medio de la acreditación del desconocimiento de los principios de buena fe, de reciprocidad de las prestaciones contractuales, y de la culpa de la administración.
Las consecuencias del incumplimiento contractual pueden ser las siguientes, de acuerdo con las pretensiones o peticiones contenidas en el libelo demandatorio: i) la declaración como tal del incumplimiento, lo cual se verifica a partir del análisis de las prestaciones(16), ii) la resolución judicial del contrato por incumplimiento —salvo que el contrato haya sido previamente terminado y/o liquidado por la administración— iii) la declaratoria de responsabilidad contractual, lo que se genera con la acreditación del daño sufrido —que puede consistir simplemente en la frustración del interés que se perseguía en el contrato— y la atribución o imputación del mismo, y iv) la consecuente indemnización de perjuicios, y reparación integral del daño padecido.
Ahora bien, desde un plano estrictamente procesal y probatorio, corresponde a la parte que alega un hecho o una excepción su acreditación, en los términos del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en virtud de la integración normativa que hace el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo —normativa aplicable para la decisión de esta controversia—.
Así las cosas, en aras de que se verifique el incumplimiento —por mora, por inactividad total o parcial, o por ser o estar la prestación defectuosa— corresponde prima facie al demandante —sujeto que invoca el incumplimiento— su acreditación.
De modo que, se analizará el acervo probatorio para establecer si los medios de convicción que fueron allegados al proceso permiten inferir los supuestos fácticos y jurídicos alegados por la sociedad demandante o, si a contrario sensu, son indicativos de un incumplimiento de Proyectos y Construcciones S.A.
3.4. Valorado el conjunto de pruebas que reposan en el proceso, se arriba a la misma conclusión a la que llegó el a quo, por las siguientes razones:
i) El daño se encuentra demostrado en el caso concreto, toda vez que el interés que perseguía el contrato se vio frustrado por el comportamiento de la administración pública, comoquiera que se declaró la caducidad del contrato —con independencia del error gramatical contenido en el acto administrativo— lo que generó que se terminara unilateralmente el negocio jurídico, y se procediera a su liquidación por la entidad demandada.
ii) En ese orden de ideas, se demostró la afectación personal, cierta y antijurídica de un interés legítimo que consistía en el interés que recaía por parte del contratista en el contrato de obra 224 de 1993, suscrito con Corvide.
iii) Ahora bien, no obstante lo anterior, el daño configurado no es imputable a la entidad demandada, ya que, a diferencia de lo sostenido por la recurrente, aquel deviene única, directa y exclusivamente atribuible a la culpa de esta.
En efecto, del acervo probatorio se desprende de forma palmaria que los incumplimientos iniciales por parte de Corvide fueron subsanados a través de varios otrosí suscritos con la demandante en los que se reconocieron no solo los valores adicionales que generaron los estudios y diseños defectuosos, sino también, la modificación en el plazo para cubrir el mayor tiempo de la obra.
De modo que, a diferencia de lo sostenido en el recurso, el incumplimiento en el objeto del contrato —después de las modificaciones convencionales introducidas de común acuerdo entre las partes— fue Proyectos y Construcciones S.A., de lo cual da cuenta la bitácora de interventoría, documento en el que se hicieron consignar los inconvenientes que afrontó la sociedad contratista y que, en últimas, la llevaron a una inejecución defectuosa de las obligaciones asumidas para con la administración pública contratante.
Por consiguiente, las declaraciones rendidas en el proceso, así como las notas de interventoría son medios de convicción que trasuntan, muy al contrario de los planteamientos contenidos en la demanda, que la contratista desconoció de manera grave e injustificada las obligaciones que pendían del contrato de obra 224 de 1993, celebrado con Corvide.
Una lectura de la bitácora de interventoría —documento que no fue objetado, ni tachado de falso por la demandante— permite concluir que durante la ejecución del contrato a lo largo de 1994, se presentaron graves, recurrentes y sistemáticos incumplimientos por parte de Proyectos y Construcciones S.A., específicamente, en cuanto se refiere a: la existencia materiales, la remoción de escombros, la designación de carácter permanente de un ingeniero residente de la obra, entre otros aspectos.
Así las cosas, lejos de que se encuentre probado el incumplimiento alegado, se tiene que el daño antijurídico invocado es imputable (culpa) de manera determinante y directa a la sociedad contratista, quien desatendió las prestaciones que se desprendían de las obligaciones contenidas en el contrato estatal de obra.
3.5. Por último, la declaración de la representante legal de la aseguradora El Cóndor S.A., es ilustrativa del grave incumplimiento de la sociedad demandante, quien desatendió los parámetros contractuales del denominado proyecto “Plaza Linares”, en cuanto se refiere a: acabados, techos, etc., de las unidades familiares que se había obligado a construir.
De igual forma, del citado testimonio se desprende que tanto la sociedad contratista como la aseguradora fueron suficientemente informadas de las observaciones formuladas por la interventoría del contrato, así como por Corvide, en relación con los reiterados incumplimientos que afectaban la ejecución del contrato.
En esa perspectiva, la Sala confirmará en todas sus partes la decisión apelada, por cuanto, el daño reclamado no le es imputable a la demandada. De otro lado, la legalidad de los actos administrativos no fue desvirtuada, ya que el incumplimiento que desencadenó la declaratoria de caducidad, la terminación y la liquidación del contrato es imputable, se reitera, al comportamiento del contratista, circunstancia que impide la declaratoria de responsabilidad contractual en los términos del artículo 90 de la Constitución Política y del artículo 50 de la Ley 80 de 1993.
1. Confírmase la sentencia apelada, esto es, la del 28 de junio de 2001, proferida por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Antioquia, que denegó las súplicas de la demanda.
(1) Que es la suma impuesta por concepto de inventarios de materiales retenidos indebidamente, el no pago de obra ejecutada y reajustes.
(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de febrero de 2012, Expediente 21.060, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(3) Así lo consideró la Sala en la providencia dictada el 26 de febrero de 2004, Expediente 26.261, M.P. Alier Hernández Enríquez.
(...) El campo de decisión del juez queda determinado especial y esencialmente por las pretensiones del demandante debido a que el juez no puede decidir sobre objeto diverso a lo en ellas contemplado” (negrillas adicionales). López Blanco, Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General, Tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2005, Pág. 106.
(7) En relación con la caducidad de la acción ejercida, la Sala ha sostenido:
‘La caducidad de la acción puede entenderse como la institución jurídico-procesal mediante la cual el legislador, en consideración a la seguridad jurídica y el interés general, establece límites temporales para el ejercicio de las acciones que materializan el derecho de acceso a la administración de justicia. Cuando opera la caducidad se extingue el derecho de acción ‘de manera que si el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho; por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado’. Por ser de orden público, la caducidad es indisponible, irrenunciable y el juez, cuando encuentre probados los respectivos supuestos fácticos, puede declararla de oficio, aún en contra de la voluntad de las partes. La caducidad opera por el solo transcurso objetivo del tiempo, y su término perentorio y preclusivo, por regla general, no se suspende, no se interrumpe y no se prorroga’”. [Sentencias de 24 de abril de 2008, Expediente 16.699. M.P. Myriam Guerrero de Escobar y de 30 de agosto de 2006, Expediente 15.323, entre muchas otras].
“Cabe recordar que constituye una postura sólidamente decantada por la jurisprudencia de esta Sala aquella consistente en excluir la figura de la falta de legitimación en la causa de las excepciones de fondo que puedan formularse dentro del proceso, comoquiera que estas, a diferencia de aquella, enervan la pretensión procesal en su contenido, pues tienen la potencialidad de extinguir, parcial o totalmente, la súplica elevada por el actor, en tanto que la legitimación en la causa constituye una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado” (se resalta). [Sentencia del 22 de noviembre de 2001, C.P. María Elena Giraldo Gómez, Expediente 13.356, sentencia reiterada en muchas oportunidades por la Sala].
Al efecto cabe tener en cuenta que esta corporación ha precisado que persisten algunos requisitos indispensables para proferir una decisión de fondo, como lo es que la acción contencioso administrativa se ejerza con sujeción a los requisitos que prevé la ley para su procedencia, sin perjuicio de que, como lo explica la doctrina, el juez cumpla con la obligación ‘de declarar la razón por la cual no puede proveer’” (sentencias de 28 de abril de 2010, Expediente 17.811 y de 27 de abril de 2011, Expediente 19.392).
(...) es claro que el recurso de apelación, también llamado recurso de alzada y que constituye la principal garantía para los derechos de los asociados que acuden a la administración de justicia, en cuanto implica la revisión de sus decisiones por un funcionario diferente al que las profirió, está instituido para permitir que la parte inconforme con una decisión judicial proferida en proceso de primera instancia, acuda ante el superior jerárquico del funcionario judicial que la profirió, con el fin de exponer ante aquel las razones por las cuales considera que el a quo incurrió en un error en la apreciación de los hechos o en la aplicación del derecho y en consecuencia la decisión debió ser distinta a la expedida, para obtener por este medio que el superior jerárquico —juez ad quem— la revise y la reforme o revoque, según lo solicitado por el recurrente, pudiendo dicho funcionario examinar la decisión objeto del recurso con fundamento en el acervo probatorio recaudado en la primera instancia y aún en la segunda, cuando se reúnan las condiciones legales para ello.
Como ya se dijo, uno de los requisitos de viabilidad de los recursos es su sustentación, la cual ‘(...) es una imposición del dec. 1 de 1984, con consecuencias procesales para el que debiendo hacerla no lo hace. Lo que demuestra que la ley impuso ese requisito como obligatorio para su procedibilidad; requisito que debe cumplirse no de cualquier manera sino con manifestación de inconformidad, la que puede ser total o parcial, por tratarse precisamente de condenas de naturaleza renunciable. La inconformidad debe referirse a la resolutiva de la providencia, porque es la que muestra o define lo favorable o desfavorable del fallo” (la Sala resalta).
Por otra parte, también se advierte que el juez efectúa un análisis preliminar del recurso interpuesto, con la finalidad de establecer el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos que lo viabilizan y de esta manera decidir sobre su admisión o inadmisión; pero el estudio concreto de los argumentos expuestos por el apelante como sustento del recurso interpuesto para obtener la modificación o revocación de la providencia impugnada, solo se efectúa al momento de decidir el recurso mismo, cuando el juzgador establecerá si es procedente o no acoger dicha solicitud del recurrente y por lo tanto, si procede su modificación, su revocación o su confirmación” (Sentencia de 14 de abril de 2010, Expediente 18.115, reiterada en sentencia de 21 de febrero de 2011, Expediente 17.721).
(8) “ART. 87.—De las controversias contractuales. Subrogado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente: Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas.
(9) Artículo 1546 del Código Civil. “En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado.
(10) Artículo 18. De la caducidad y sus efectos. La caducidad es la estipulación en virtud de la cual si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencia que puede conducir a su paralización, la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre.
(11) Cf. Melich - Orsini, José “La resolución del contrato por incumplimiento”, Ed. Temis, Bogotá, 1982, págs. 141 y 142.
(12) Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(13) Corte Constitucional, Sentencia C-892 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(14) Sobre el particular, el Consejo de Estado de vieja data —en materia contractual— ha puntualizado: “Son dos las condiciones indispensables para la procedencia de la declaración de la responsabilidad patrimonial con cargo al Estado y demás personas jurídicas de derecho público, a saber: el daño antijurídico es invariable cualquiera sea la clase (contractual o extracontractual) o el régimen de responsabilidad de que se trate; consistirá siempre en la lesión patrimonial o extrapatrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar. La diferencia estriba, en consecuencia, en los títulos jurídicos de imputación del daño...”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de julio de 1993, Expediente 8163, M.P. Juan de Dios Montes H.
Existe la tentación inicial de interpretar al artículo 90 de la C.P./91 como consagratoria de la responsabilidad objetiva del Estado; la paulatina decantación de la jurisprudencia de la Sala conduce, sin embargo, a concluir, por una parte, que esta norma, de rango constitucional, es el tronco en el que encuentra fundamento la totalidad de la responsabilidad patrimonial del Estado, trátase de la responsabilidad contractual o de la extracontractual; y, por otra, en cuanto a esta última se refiere, que son dos los elementos basilares que la comprometen: el daño antijurídico y la imputabilidad del mismo al Estado. Del daño antijurídico ha dicho la Sala en varias providencias cuyo apoyo se ha buscado en la doctrina y en la jurisprudencia españolas, que equivale a la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial que la víctima no está en la obligación de soportar; de esta manera, se ha desplazado la antijuricidad de la causa del daño al daño mismo, constituyendo un elemento estructural del daño indemnizable y objetivamente comprobable”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de mayo de 1993, Expediente 8118, M.P. Juan de Dios Montes H.
(15) “Artículo 13. De la normatividad aplicable a los contratos estatales. Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta Ley.
(16) “Para delimitar técnicamente el concepto de incumplimiento hay que relacionarlo con el concepto de cumplimiento; este último se presenta cuando la parte contratante adecúa su conducta a la prestación que constituye el objeto de su obligación con sujeción a las condiciones de tiempo, modo y lugar convenidas en el acto o negocio jurídico; mientras que cuando la conducta de la parte no se ajusta al contenido de la prestación en las condiciones estipuladas en el contrato, se configura el fenómeno del incumplimiento, lo que contraviene el interés de la otra parte que goza de la tutela o protección del derecho.” Escobar Gil, Rodrigo “Teoría General de los Contratos de la Administración Pública”, Ed. Legis, 2ª reimpresión, Bogotá, 2003, pág. 508.

References: RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 357
 artículo 31
 artículo 87
 artículo 87
 artículo 87
 artículo 164
 resolución 
 artículo 18
 resolución 
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 28
 artículo 1602
 artículo 1603
 artículo 13
 resolución 
 artículo 177
 artículo 267
 artículo 90
 artículo 50
 artículo 32
 Artículo 1546
 Artículo 18
 resolución 
 artículo 90
 artículo 2