Source: http://docplayer.it/52445609-Schema-di-contratto-di-appalto-appalto-a-corpo.html
Timestamp: 2018-10-22 17:14:56+00:00

Document:
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO (APPALTO A CORPO ) - PDF
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO (APPALTO A CORPO )
Download "SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO (APPALTO A CORPO )"
1 SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO (APPALTO A CORPO ) OGGETTO: Completamento e recupero dei locali del Dipartimento di Scienze Giuridiche A.Cicu via Zamboni n 27/29 Bologna (3 fase) PARTE D'OPERA: Progetto esecutivo I progettisti Progettista Architettonico: Progettista Meccanico : Progettista Elettrico: Geom. Dina Uccelli P.I. Roberto Ricci P.I. Uber Demola Progettista Sicurezza in Progettazione e Esecuzione: Geom. Dina Uccelli AREA EDILIZIA E LOGISTICA Il Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Stefano Salicini Il Dirigente: Ing. Andrea Braschi Visto: AREA AFFARI GENERALI Il Dirigente: Dott. Marco Degli Esposti 1
2 INDICE ART. 1 CONFERMA DELLE PREMESSE E DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL CONTRATTO ART. 2 - NORME DI APPALTO ART. 3 - ORDINE DI PREVALENZA DELLE NORME ART. 4 - OGGETTO DELL'APPALTO ART. 5 - IMPORTO E CATEGORIE DEI LAVORI ART. 6 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO ART. 7 - FINANZIAMENTO DELL'OPERA ART. 8 - DOMICILIO LEGALE ART. 9 - CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE ART DIREZIONE LAVORI ART RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ART CAUZIONE DEFINITIVA ART COPERTURE ASSICURATIVE ATRT CONSEGNA LAVORI ART TEMPO UTILE PER DARE ULTIMATI I LAVORI - PENALI PER IL RITARDO ART INIZIO DEI LAVORI IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ART SOSPENSIONE, RIPRESA DEI LAVORI E PROROGHE ART. 18 -CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI ART DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO ART OBBLIGO DI DENUNCIA DI EVENTUALI VARIAZIONI 2
3 ART VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE ART MODALITA' DI ESECUZIONE - RESPONSABILITA' APPALTATORE ART DANNI NEL CORSO DEI LAVORI E DI FORZA MAGGIORE ART INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO - DISCIPLINA ECONOMICA DEI LAVORI ART DISPOSIZIONI GENERALI PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA NON RICOMPRESI NELL'APPALTO ART. 26- COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ART PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI ART RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE CIRCA L'ESECUZIONE DELLE OPERE ART PRESA IN CONSEGNA E UTILIZZAZIONE DELLE OPERE REALIZZATE ART NORME DI SICUREZZA GENERALI ART RECESSO ART RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'APPALTATORE ART TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART CONTROVERSIE ART SPESE DI CONTRATTO ART ALLEGATI 3
4 Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge TRA l'alma MATER STUDIORUM - UNIVERSITA DI BOLOGNA (C.F e P.I ), con sede legale in Bologna Via Zamboni n. 33 (d'ora in poi denominata Università), rappresentata, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto di Ateneo e s.m.i., dal dott. Marco Degli Esposti, nato a Bologna il 01/07/1966, Dirigente della stessa, domiciliato per la carica in Bologna Via Zamboni n. 33; E l Impresa.. (C.F. e P.I...), con sede legale in., Via, rappresentata dal Sig..nato a..il.. e residente in, nella sua qualità di...., Società/R.T.I., nel prosieguo denominata Impresa o Esecutore o Appaltatore o Aggiudicatario o Contraente. PREMESSO CHE - come risulta dal verbale di gara.seduta pubblica del, a seguito di procedura negoziata, l appalto dei lavori per la realizzazione del, è stato provvisoriamente aggiudicato al. con sede legale in, Via, che ha offerto un ribasso del (.), per l importo corrispondente di.. (.), oltre a... ( ) per oneri di sicurezza, il tutto oltre IVA come per legge; - con provvedimento Dirigente Area Affari Generali, Rep., prot. n, l Alma Mater Studiorum Università di Bologna ha proceduto 4
5 all aggiudicazione definitiva dei suddetti lavori al.per l importo di complessivo di.. (.) comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA come per legge; - a seguito delle verifiche effettuate dagli uffici, è stato accertato il possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, l aggiudicazione definitiva è divenuta pertanto efficace a far data dal.. - ai sensi degli artt. 91 del D.Lvo 159/2011 è stata acquisita la certificazione antimafia in data.. rilasciata dalla Prefettura di ; - in data.. è stato redatto il verbale di immediata eseguibilità dei lavori di cui all art. 106, comma 3 D.P.R. 207/2010; - è stata effettuata le verifica richiesta dall art. 119, co. 7 del D.P.R. 207/10 SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE E DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL CONTRATTO I contraenti confermano e ratificano la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente contratto. L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili di cui al presente contratto, del Capitolato Speciale e di tutti gli elaborati del progetto esecutivo, atti che sebbene non materialmente allegati al contratto, ne formano parte integrante e, pertanto, vengono firmati dall'appaltatore in ogni foglio in segno di accettazione e conservati presso l'università, Area Affari Generali. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il progetto che l Appaltatore si obbliga ad eseguire, sottoscritto dal medesimo, è composto come da elenco che si 5
6 allega al presente contratto sub lett.. Sono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati: - il Capitolato Generale (D.M. Min. LL.PP. n. 145 del ) per le parti non espressamente abrogate; - il Capitolato Speciale d Appalto per quanto non in contrasto con il presente contratto; - gli elaborati grafici progettuali e le relazioni; - i prezzi unitari (Lista delle lavorazioni e forniture ex art.119, commi 5 e 7, ultima parte, D.P.R. 207/2010); - i piani di sicurezza previsti dall'art. 131 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; - il cronoprogramma; - le polizze di garanzia. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra indicati. Tutti i documenti sopra citati si intendono pertanto accettati dall Appaltatore. ART. 2 - NORME DI APPALTO Il presente appalto è disciplinato da tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici e in particolare: - dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dal D.P.R. 207/2010, dal D.M. 145/00 per le parti non abrogate dall art. 358 del D.P.R. 207/2010; - dalla vigente normativa di prevenzione e repressione della delinquenza mafiosa ed in particolare da ultimo anche dalla legge 136/2010, dal D.P.R. 10/2010, dal codice antimafia D.Lgs. 159/2011, - dalla legge n. 123 del 3 agosto 2007 per le parti non abrogate dall art. 304 del 6
7 D.Lgs. 81/08; dal D.L. 223/2006 così come convertito con L. 248/2006 (decreto Bersani) per le parti non abrogate; dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.; - dalla legge 2248/1865 allegato F per la parte non espressamente abrogata dall art. 256 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; - dal Regolamento per l Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell Università di Bologna (R.A.F.C.) emanato con D.R. n. 60 del e s.m.i.; - dalle norme in materia di Contabilità di Stato contenute nel R.D. n. 2440/1923 e nel R.D. n. 827/1924, in quanto applicabili alla presente gara; - dalle norme contenute nella documentazione di gara; - dalle condizioni generali e particolari dell appalto riportate nel presente contratto nonché negli altri elaborati di Progetto; - per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate, dalle norme del Codice Civile. ART. 3 - ORDINE DI PREVALENZA DELLE NORME In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, va osservato il seguente ordine di prevalenza: 1) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale; 2) disposizioni contrattuali non in contrasto con le norme cogenti; 3) elaborati del progetto esecutivo posto a base di appalto, secondo il seguente ordine: strutturali impiantistici, architettonici, funzionali ed ambientali; nell'ambito di ciascuno di tali gruppi, l'ordine di prevalenza è quello degli elaborati in cui le singole lavorazioni vengono meglio descritte e dettagliate. Non costituisce discordanza una semplice incompletezza grafica o descrittiva, la eventuale mancanza di particolari 7
8 costruttivi o di specifiche relative a lavorazioni, materiali, componenti, opere murarie, strutture o impianti o loro parti, che sono comunque rilevabili da altri elaborati progettuali, anche in scala minore, o indicati nel Capitolato Speciale d appalto. In tale eventualità compete al Direttore dei lavori, sentito il progettista e il Responsabile del procedimento, fornire sollecitamente le eventuali precisazioni, se sufficienti, o i necessari elaborati integrativi. ART. 4 - OGGETTO DELL'APPALTO L Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori oggetto del presente appalto con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio secondo i termini e le condizioni previste dal contratto. Oggetto del presente appalto sono i lavori di completamento e recupero dei locali del Dipartimento di Scienze giuridiche A.CICU ( cod. edificio 153) come meglio specificato nel progetto esecutivo nel presente schema di contratto e negli elaborati progettuali posti a base di gara. Si precisa che per gli aspetti strutturali (tipo di profili, sezioni, interassi ecc.) fanno fede gli elaborati esecutivi. Qualora nelle descrizioni delle voci od in altro elaborato grafico/amministrativo progettuale fosse riportata l indicazione specifica di un prodotto o del procedimento di realizzazione/costruzione, essa deve intendersi resa ai sensi dell art. 68 co. 13 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. Sono state ottenute le autorizzazioni e approvazioni previste dalle norme vigenti. Il presente progetto è stato validato ai sensi dell art. 55 D.P.R. 207/2010 e approvato regolarmente dall Amministrazione. 8
9 ART. 5 - IMPORTO E CATEGORIE DEI LAVORI 1 L importo complessivo a base di gara dei lavori oggetto del presente appalto, ammonta a ,50(euro seicentoventiquattromilanovecentoventotto/50) IVA esclusa, di cui: a) ,50 (euro seicentounmilanovecentoventotto/50) per lavori (importo soggetto a ribasso d asta), articolati come segue lavori a corpo euro ,50 (diconsi Euro seicentounomianovecentoventottomila/50) b) ,00 (diconsi Euro ventitremila/00) per oneri relativi alla sicurezza (importo non soggetto a ribasso d asta). L importo di ,50 è così ripartito: Categoria Lavori Sicurezza Importo Totale Quota subappaltabile Categoria OS , , ,00 20% OG , , ,50 100% OS , , ,00 100% TOTALE , , ,50 La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio d'impresa e pertanto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'università, nella misura vigente al 1 Gli importi saranno adeguati a seguito dell espletamento della gara tenendo conto dei prezzi e del ribasso offerto 9
10 momento del pagamento che verrà indicata dall'università su richiesta dell'appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione della fattura. ART. 6 - MODALITA DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO Il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 53 co. 4 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. si intende stipulato - secondo la distinzione delle categorie di lavoro riportate nel progetto, a corpo. ART. 7 - FINANZIAMENTO DELL'OPERA Il finanziamento avverrà con fondi del Bilancio dell Alma Mater Studiorum Università di Bologna Budget Area Edilizia e Logistica (AUTC) ART. 8 - DOMICILIO LEGALE 2 Ai sensi dell art. 2 D.M. 145/2000 e per tutti gli effetti del presente contratto l Appaltatore elegge domicilio legale presso.in..,via.. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure presso il domicilio eletto di cui sopra. ART. 9 - CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE L Appaltatore ove non conduca i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per 2 Ai sensi dell'art. 2. del D.M. 145/00 "L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta". 10
11 l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico. Si applica l art. 4 D.M. 145/2000. ART.10 - DIREZIONE LAVORI Per l esecuzione dei lavori è stato istituito un Ufficio di Direzione Lavori secondo il disposto degli artt. 130 D.Lgs 163/2006 e,147 D.p.r. 207/2010. La composizione dell Ufficio della Direzione Lavori è comunicata all Appaltatore, a cura del Responsabile del Procedimento. L ufficio di Direzioni Lavori è preposto alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell esecuzione dell intervento, a norma delle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto degli impegni contrattuali. I componenti dell'ufficio della Direzione Lavori hanno libero accesso al cantiere per lo svolgimento dei compiti di rispettiva competenza, con il coordinamento e la supervisione del Direttore dei lavori, al quale soltanto compete l emanazione degli ordini di servizio. L'Università eserciterà la vigilanza sull'esecuzione dei lavori tramite il Responsabile Unico del procedimento e l'area Edilizia e Logistica in conformità alle leggi vigenti. ART.11 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Responsabile unico del Procedimento è il Geom. Stefano Salicini, in servizio presso l Area Edilizia e Logistica (AUTC). ART CAUZIONE DEFINITIVA 3 3 In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., le garanzie fideiussorie di cui al presente articolo e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti 11
12 Ai sensi dell art. 113 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 123 e 127 D.p.r. 207/2010, l'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria per l esecuzione dell appalto con le modalità di cui allo schema tipo del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12/03/2004 n. 123 pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale compresi gli oneri della sicurezza. In caso di aggiudicazione con ribasso d asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. E' ammessa la riduzione della cauzione ai sensi dell'art. 40 co. 7 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. Detta garanzia: deve essere prestata a garanzia dell adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento danni derivanti dall eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte dell Appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all Appaltatore medesimo rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno. Si applica l art. 123, D.P.R. 207/2010; deve essere prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell elenco speciale di cui all art. 107 del D.lgs 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell Economia e delle Finanze; con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37 co. 5 del decreto e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'articolo 37, comma 6 del decreto. 12
13 deve essere completa di firma del fideiussore; deve essere consegnata completa in ogni sua parte almeno 10 giorni prima della stipula del contratto; deve essere intestata, quale Ente garantito, all Università; deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all eccezione di cui all articolo 1957, comma 2 del codice civile nonché l operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell Università; deve avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque non inferiore a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; deve essere integrata successivamente con i tempi di eventuali sospensioni o proroghe; deve essere tempestivamente reintegrata ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore; lo svincolo della cauzione è disciplinato dall'art. 113 co. 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell affidamento e l acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell Università che aggiudica l appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria (art. 113 co.4 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.). ART COPERTURE ASSICURATIVE Polizza CAR e RCT 13
14 Ai sensi dell art. 129, co. 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dell art. 125 D.P.R.207/2010, e nel rispetto del D.M. 123/04 l Appaltatore deve stipulare apposita polizza tutti i rischi del costruttore (CAR) comprensiva di RCT con la Società.che deve prevedere alla Sezione A (Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione): - Partita 1 Opere: 100% dell importo contrattuale comprensivo di IVA; - Partita 2 Opere preesistenti: quantificato in ,00; - Partita 3 Spese di demolizione e sgombero: quantificate in ,00. e alla Sezione B (Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l esecuzione delle opere): - Massimale/sinistro non inferiore a ,00. La copertura assicurativa di (RCT) dovrà essere indipendente (cioè non a secondo rischio ) da altre coperture che l appaltatore avesse già in corso. La suddetta copertura assicurativa di (RCT) deve essere integrata delle seguenti estensioni: a) i danni a cose dovuti a vibrazioni; b) i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegno in genere; c) i danni a cavi e condutture sotterranee. Le suddette coperture assicurative (CAR e relativa RCT) dovranno essere stipulate e mantenute in vigore per tutta la durata dei lavori e delle eventuali proroghe sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. 14
15 Le polizze devono essere preventivamente accettate dall'università e devono essere consegnate all Università, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, con le relative quietanze di pagamento. E fatta salva comunque la responsabilità dell Appaltatore per i danni non coperti dalle predette polizze. L Appaltatore si obbliga a produrre, altresì, copia della polizza RCO (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) con relative quietanze di pagamento, che deve rispettare i seguenti massimali: - non inferiore a Euro per singolo sinistro; - non inferiore a Euro per ciascuna persona. In caso di inosservanza degli adempimenti di cui al presente articolo l'università non procederà alla stipulazione del contratto e/o alla consegna dei lavori. ART CONSEGNA LAVORI La consegna dei lavori avverrà nei termini e nei modi di cui agli artt. 153 e ss. del D.P.R.207/2010. La data della consegna dei lavori a tutti gli effetti di contratto e di legge è quella del verbale di consegna dei lavori. ART TEMPO UTILE PER DARE I LAVORI ULTIMATI - PENALI PER IL RITARDO La consegna e l ultimazione dei lavori devono risultare da appositi verbali. L esecutore deve ultimare i lavori in 240 (duecentoquaranta) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori ovvero in caso di consegna parziale ai sensi dell art. 154, dall ultimo dei verbali di consegna. 15
16 Nella determinazione del predetto tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole ai sensi di quanto previsto dall art. 40, comma 3, del D.P.R. n.207/2010 nonché i tempi tecnici necessari all Impresa per eseguire gli eventuali calcoli strutturali ed ottenere le prescritte eventuali autorizzazioni. Conformemente a quanto stabilito dall art. 145 D.P.R. 207/2010 il ritardo nell ultimazione lavori, comporta l applicazione di una penale pecuniaria, pari all 1 per mille dell importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo naturale, successivo e continuo non giustificato, fatto salvo il diritto dell Università al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. La penale è dedotta dall importo dello stato finale o dagli acconti, L Appaltatore non potrà mai giustificare il ritardo nell ultimazione lavori, attribuendone la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese che provvedano, per conto dell Università, ad altri lavori o forniture, se esso Appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all Università il ritardo ascrivibile a queste ditte o imprese, affinché l Università stessa possa farne contestazione. In ogni caso, l Appaltatore non potrà mai giustificare il ritardo nell inizio dei lavori o nella loro regolare e continuativa conduzione o nell ultimazione lavori, dovuto a: 1) il ritardo nell apprestamento del cantiere e nell allacciamento per l approvvigionamento dell energia elettrica e dell acqua; 2) l eventuale esecuzione di accertamenti integrativi che l Appaltatore ritenesse di effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti; 3) l eventuale elaborazione di eventuali esecutivi di cantiere ritenuti necessari 16
17 dall Appaltatore in relazione alla propria organizzazione, ai propri mezzi d opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre all approvazione del Direttore dei Lavori; 4) il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini dell approvazione al subappalto che l Appaltante deve effettuare entro il termine di legge; 5) il tempo necessario per l esecuzione di prove sulle campionature, di prove di carico e di prove sugli impianti; 6) il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle approvazioni nonché il tempo necessario per l espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell Appaltatore di cui ai vari articoli del presente schema di contratto; 7) l eventuale presentazione, ai sensi dell art. 162 D.p.r. 207/2010, di varianti migliorative approvate o meno, compatibili con i disposti di cui all art. 132 co. 3, secondo periodo del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.; 8) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Appaltatore e maestranze. Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all eventuale incremento della scadenza contrattuale, fermo restando quanto specificato dall art. 158 D.P.R. 207/2010 relativamente alle conseguenze delle sospensioni. Qualora invece sospensioni o ritardi siano attribuibili a responsabilità dell Appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma. L ultimazione dei lavori deve essere immediatamente comunicata al Direttore dei 17
18 lavori che procederà ai sensi dell art. 199 del D.P.R. 207/2010 ai necessari accertamenti in contraddittorio. Inoltre, eventuali sospensioni dei lavori, di qualunque durata, dovute a cause non prevedibili, non daranno all Appaltatore diritto a compensi speciali di alcun genere, salvo quelli già sanciti dalle vigenti disposizioni in materia. ART INIZIO DEI LAVORI IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO In pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell art. 11 comma 9 D.Lgs 163/2006 e dell art. 153 commi 1 e 4 D.P.R.207/2010, qualora vi siano situazioni di urgenza qualificate e non generiche, l'università avrà la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in tutto o anche in parte all'appaltatore, che dovrà dare immediato corso agli stessi, attenendosi alle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori e contenute nel verbale di consegna. In caso di mancata stipulazione del contratto, l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito e somministrato, valutato secondo i prezzi contenuti nell elenco prezzi unitari (offerti dall Appaltatore). ART SOSPENSIONE, RIPRESA DEI LAVORI E PROROGHE È ammessa la sospensione dei lavori, ai sensi degli art. 158 e 159 del D.P.R. 207/2010 con le modalità ivi previste. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 159 del D.P.R. 207/2010, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. E' ammessa la sospensione parziale del lavori ai sensi dell'art. 158 comma 7 del D.P.R. 207/
19 L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi e con le modalità dell'art. 159 commi 8, 9, 10 del D.P.R. 207/2010 ART CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI Ai sensi dell art. 26 ter L. 98 del è prevista la corresponsione in favore dell appaltatore di una anticipazione pari al 10% dell importo contrattuale: Si applicano gli art. 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile. I certificati di pagamento in acconto, redatti sulla base dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) verranno emessi ogni qualvolta il credito dell Appaltatore raggiunga la cifra di ,00 (diconsi euro centocinquantamila), previa acquisizione da parte della Stazione Appaltante della necessaria documentazione di regolarità contributiva. Si applicano gli artt.141,142,143, 144 D.P.R. 207/2010, L. 192/2012. Come disposto dall art. 4, co. 3, del D.P.R. 207/2010 sull importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. La contabilizzazione dei lavori, sarà effettuata nel rispetto di quanto previsto dal Titolo IX Parte II del D.P.R. 207/2010 Il corrispettivo degli oneri per la sicurezza verrà liquidato proporzionalmente ad ogni stato di avanzamento lavori. 19
20 Il corrispettivo delle opere a corpo determinato dall offerta complessiva dell Appaltatore, ai sensi dell art. 53 co. 4 D.Lgs. 163/06 e s.m.i., resta fisso ed invariabile e non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o qualità della prestazione. Si procederà alla redazione ed alla conseguente liquidazione dell'ultimo certificato di pagamento solo dopo che sia stata accertata e certificata dal Direttore dei lavori l'ultimazione dei lavori in esito a formale comunicazione dell Appaltatore, come disposto dall art. 199 del D.P.R. n. 207/2010. L'emissione dell'ultimo certificato potrà avvenire per l'importo effettivo dell'ultimo stato di avanzamento al netto delle ritenute di cui sopra. Il conto finale, relativo a tutte le opere comprese nell'appalto, verrà compilato entro 90 giorni dal certificato attestante l avvenuta ultimazione dei lavori. Si applicano gli artt. 200,201,202 D.P.R. 207/2010. Al pagamento della eventuale rata di saldo si provvederà, previa garanzia fideiussoria, da prestarsi secondo lo schema tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12/03/2004 N. 123 da soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente, entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, secondo quanto disposto dall art. 235, comma 2 del D.P.R. 207/2010. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art del Codice Civile. Ai sensi dell'art. 3, D.M. 145/2000 e dell art. 3 co. 7 L. 136, l Appaltatore dichiara il conto corrente bancario/postale dedicato alla presente commessa pubblica, anche in via non esclusiva, è: 20
21 Impresa: Cod. IBAN: IT. presso la Banca.Filiale ; e che le persone delegate (e relativi codici fiscali) ad operare su di essi è/sono: Sig..C.F Sig. C.F La cessazione e la decadenza o l'impedimento dall'incarico dell Istituto o della persona sopra designate, per qualsiasi causa avvenga ed anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, nonché le modifiche delle coordinate bancarie devono essere tempestivamente notificate con raccomandata A.R. all Università la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a persona o Istituto non più autorizzati a riscuotere. Ai fini della tracciabilità dei flussi di cui alla L. 136/210, gli strumenti di pagamento devono riportare in relazione a ciascuna transazione il codice identificativo di gara CIG e ove obbligatorio il codice unico di progetto CUP. ART DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a pena di nullità, l'appaltatore non potrà cedere il contratto. Si applicano altresì al presente appalto le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Previa autorizzazione dell'università è ammesso l affidamento in subappalto per le sole lavorazioni indicate dall Appaltatore all atto dell offerta, nel rispetto e secondo le disposizioni e condizioni di cui agli art. 118 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 108, 109, 170 D.P.R.207/2010, al D.P.C.M , n. 187 e agli atti di gara. 21
22 Nel caso in cui l APPALTATORE sia un CONSORZIO il contratto di un subappalto dovrà essere sottoscritto dal Consorzio. Nel caso in cui l APPALTATORE sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese il contratto di un subappalto dovrà essere sottoscritto dall Impresa Capogruppo. In caso di subappalto l'alma Mater Studiorum - Università di Bologna pagherà direttamente ed esclusivamente all appaltatore obbligato gli importi dei lavori eseguiti dai subappaltatori. L appaltatore dovrà osservare gli adempimenti di cui all'art. 118, comma 3 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. L Appaltatore ha l obbligo di trasmettere all'università entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista con l indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, l Università sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. L'Università rimane in ogni caso estranea ai rapporti intercorrenti tra le ditte subappaltatrici e l'appaltatore, restando l'università stessa sollevata da qualsiasi eventuale pretesa da parte delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni che terzi potessero avanzare come conseguenze delle opere subappaltate In ogni caso l Appaltatore sarà responsabile, nei confronti dell Università, del rispetto da parte degli eventuali subappaltatori delle norme, disposizioni e capitolati che lo stesso Appaltatore è obbligato a rispettare in forza del presente contratto. 22
23 Ove l Università fosse insoddisfatta delle modalità di esecuzione dei lavori, si riserva, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, di revocare l autorizzazione, rimanendo esclusa ogni e qualunque pretesa dell'appaltatore e/o dei subappaltatori di risarcimenti o di proroghe per l esecuzione dei lavori. L'Appaltatore, al ricevimento della comunicazione di revoca, procederà all allontanamento immediato del subappaltatore o del cottimista. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell autorizzazione al subappalto nei termini di legge che decorrono dalla data di ricevimento della predetta istanza, completa degli elementi richiesti. Il periodo necessario per l'espletamento dell istruttoria non può, in alcun modo, essere preso in considerazione quale motivo di protrazione o sospensione del termine fissato per l'ultimazione dei lavori, né può essere addotto a fondamento di alcuna richiesta o pretesa di indennizzi, risarcimenti o maggiori compensi di sorta. Per tutti i subcontratti stipulati che, ai sensi dell art. 118 co. 11 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. non sono qualificabili come subappalti, è fatto obbligo all Appaltatore di comunicare all Università anche ai fini dell ingresso in cantiere, il nome del subcontraente, l importo del contratto, l oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Eventuali attività di rimozione di prodotti a base di amianto potranno essere oggetto di subappalto in assenza delle abilitazioni richieste ex legge in capo all Appaltatore, in tal caso dovranno essere autorizzate dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti anche in assenza di una esplicita previsione da parte dell Appaltatore in sede di presentazione dell offerta. Nei confronti dell Appaltatore che non si attenga alle regole ed alle prescrizioni di cui sopra, l'università potrà disporre la risoluzione del contratto. 23
24 ART OBBLIGO DI DENUNCIA DI EVENTUALI VARIAZIONI Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica dell'appaltatore deve essere documentata e comunicata all Università, pena la sospensione dei pagamenti. Qualunque variazione che dovesse avvenire in seguito alla stipula del presente contratto e che possa avere una qualche efficacia sull'esecuzione dello stesso dovrà essere immediatamente denunciata con lettera raccomandata A.R. sia all Università che al Direttore dei Lavori. ART VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE Nessuna variazione o addizione al progetto approvato potrà essere introdotto dall Appaltatore, se non disposto dal Direttore dei lavori e preventivamente approvata dall Università. Si applica la disciplina prevista dagli art. 132 e 205 del D.Lgs 163/2006 e dagli artt.161,162,163 D.P.R. 207/2010. Le variazioni disposte dall'università nel rispetto dell'art. 132 e 205 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sono valutate ai prezzi di contratto ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 163 del D.P.R.207/2010. Per la definizione dei nuovi prezzi che non è possibile valutare in analogia con i prezzi contrattuali, le prestazioni di mano d'opera, i materiali a piè d opera, i noli dei mezzi di trasporto verranno contabilizzati secondo le tariffe della mano d'opera, dei materiali e dei noli vigenti all'atto delle prestazioni in base ai prezzi esposti sul listino Opere Edili edito dalla Camera di Commercio della Provincia di Bologna aumentati del 26.5% per spese generali e utili d impresa. 24
25 Qualora l importo della variante superi il quinto d obbligo, l Università procederà alla formalizzazione di apposito atto integrativo nella stessa forma del contratto principale. ART MODALITÀ DI ESECUZIONE - ONERI ED OBBLIGHI - RESPONSABILITA APPALTATORE I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnicoamministrativa dell Università, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, nonché delle disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto. L'Appaltatore si obbliga a concordare con la D.L. le modalità ed i tempi di intervento in eventuali locali con presenza di attività inderogabili e/o di pubblico. L Appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è altresì responsabile in solido dell osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell ambito del subappalto. L appaltatore deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla Struttura Tecnica del Commissario delegato, all Ente Attuatore ed alla Prefettura della notizia dell inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub 25
26 contraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. ART. 23- DANNI NEL CORSO DEI LAVORI E DI FORZA MAGGIORE Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente e alle cose nell'esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata tardiva, o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di copertura assicurativa. Si considerano danni di forza maggiore esclusivamente quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili e per i quali l'appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte a evitarli. La sospensione dei lavori per tali cause rientra tra quelle di forza maggiore previste dall'art. 159 comma 1 D.P.R. 207/2010 e dell art. 158 comma 7, D.P.R. 207/2010. Nel caso di danni ascrivibili a causa di forza maggiore l'appaltatore deve farne denuncia al Direttore dei lavori entro cinque giorni dall'inizio del loro avveramento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento, ai sensi dell art. 166 del D.P.R. 207/10. Appena ricevuta la denuncia, il Direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento: - dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; - delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; - della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; - dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei lavori; 26
27 - della eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di sospensione non potranno essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali conseguenziali danni derivanti all'università. ART INVARIABILITÀ' DEL CORRISPETTIVO - DISCIPLINA ECONOMICA DEI LAVORI I prezzi in base ai quali saranno pagati il lavoro e le varie prestazioni, alle condizioni tutte del contratto, del Capitolato Speciale di Appalto, degli elaborati grafici di progetto, si intendono accettati dall Appaltatore, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi i singoli prezzi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art primo comma del codice civile. Alla disciplina economica dei lavori, si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni di cui all'art. 133 del D.Lgs. 163/06. Nei prezzi netti di contratto sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente schema di contratto e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nell'esecuzione delle singole categorie di lavoro e nel complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati. ART DISPOSIZIONI GENERALI PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN 27
28 ECONOMIA NON RICOMPRESI NELL'APPALTO L'Università si riserva la facoltà di richiedere all'appaltatore, per il tramite della Direzione lavori nel rispetto di quanto stabilito dall art.174, D.P.R. 207/2010, le prestazioni della mano d'opera, i noleggi e le somministrazioni in economia che dovranno essere fornite. Non saranno riconosciute prestazioni in economia non espressamente autorizzate. Per i lavori in economia le macchine, gli attrezzi e i mezzi di trasporto dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento; sono pertanto a carico dell'appaltatore sia la manutenzione che tutte le riparazioni necessarie. Il prezzo dell eventuale noleggio delle macchine, attrezzi e mezzi di trasporto comprende altresì ogni spesa per carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro occorra per il loro funzionamento, il trasporto, l'installazione, gli spostamenti e il successivo ritiro delle macchine e gli attrezzi, la mano d'opera specializzata, qualificata e comune comunque occorrente sia per le suddette prestazioni che per il funzionamento e l'uso delle macchine e degli attrezzi e per la guida dei mezzi di trasporto. Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati in relazione alle opere da eseguire e provvisti degli attrezzi necessari. L'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente al Direttore dei lavori le liste relative agli operai, mezzi d'opera e provviste somministrati su richiesta del Direttore dei lavori medesimo per l'esecuzione dei lavori in economia. Il ribasso d'asta sarà applicato: - per prestazioni di mano d opera solamente sulle spese generali e utile 28
29 dell'impresa; - per i noli, trasporti e materiali a piè d opera sul prezzo complessivo come sopra determinato. Per la contabilizzazione degli eventuali lavori in economia, le prestazioni di mano d opera, i materiali a piè d opera, i noli dei mezzi di trasporto verranno valutati secondo le tariffe della mano d'opera, dei materiali e dei noli vigenti all'atto delle prestazioni in base ai prezzi esposti sul listino Opere Edili edito dalla Camera di Commercio della Provincia di Bologna, aumentati del 26,5% per spese generali e utili dell'impresa. ART COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Le operazioni di collaudo e la trasmissione dei relativi documenti all Università saranno effettuate secondo il disposto dall'art. 141 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché secondo quanto stabilito dagli artt. 215 e seguenti (titolo X) D.P.R. 207/2010 e concluse entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori dell ultima fase, mediante emissione del certificato di collaudo. Saranno inoltre eventualmente eseguiti in corso d opera i collaudi tecnicospecialistici. Sono a carico dell Appaltatore tutte le spese di collaudo, anche in corso d opera, escluso unicamente l onorario dell'organo di collaudo che sarà corrisposto dall Università. Dalla data di ultimazione, e fino alla data di approvazione degli atti di collaudo l Appaltatore si obbliga a mantenere in perfetto stato le opere eseguite ed effettuare a proprie spese, a perfetta regola d arte, le riparazioni che risultassero necessarie per deterioramenti, rotture od altro, con la massima celerità, in modo da consentire 29
30 l uso regolare dell opera da parte dell'università. Qualora l Appaltatore, richiamato per iscritto dalla Direzione Lavori, trascuri la manutenzione, l Università ha diritto di far eseguire d ufficio le riparazioni necessarie ponendo a carico del medesimo le relative spese. Fino a collaudo avvenuto, l Appaltatore è considerato l unico responsabile civile e penale per ogni eventuale danno od incidente provocato sia all Università sia a terzi in genere, in conseguenza di difetti di costruzione. Gli eventuali atti di reclamo dei crediti saranno comunicati dall Università all Appaltatore che si obbliga a non pretendere il pagamento delle rate di saldo, né lo svincolo della cauzione fino a che lo stesso non dimostri di aver soddisfatto ogni pretesa a tal fine producendo espressa dichiarazione del creditore che abbia presentato reclamo. L Ateneo potrà a suo giudizio proporre che il D.L. provveda ad emettere il certificato di regolare esecuzione in sostituzione del Certificato di Collaudo soprarichiamato, pur mantenendo in capo all Appaltatore tutti gli oneri ed obblighi in analogia a quanto esposto per il Certificato di Collaudo. ART PROPRIETA DEGLI OGGETTI TROVATI Nel caso di ritrovamento di oggetti di valore o di quelli che interessino la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, l'appaltatore dovrà sospendere i lavori nel luogo del ritrovamento, adottando ogni disposizione necessaria per garantire l integrità degli oggetti e la loro custodia e conservazione. Il lavoro potrà essere ripreso solo in seguito ad ordine scritto del Direttore dei lavori, con l'osservanza delle disposizioni e delle cautele che verranno imposte. Salvo i diritti che spettano allo Stato, gli oggetti rinvenuti restano di proprietà 30
31 assoluta dell'università, senza alcun diritto dell'appaltatore a premi, partecipazioni o compensi di sorta. La sospensione dei lavori per le cause sopra indicate rientra tra quelle di forza maggiore prevista all'art. 158, D.P.R.207/2010. ART RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE CIRCA L'ESECUZIONE DELLE OPERE L'Appaltatore è responsabile dell esecuzione a regola d arte e della perfetta rispondenza delle opere e parti di opera alle condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni non opposte e contenute degli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni del Direttore dei lavori. L'Appaltatore dovrà demolire a proprie spese quanto eseguito in difformità delle prescrizioni di cui sopra e sarà tenuto al risarcimento dei danni provocati. L'Università potrà accettare tali opere; in tal caso esse saranno valutate tenendo conto dell'eventuale minor valore, restando obbligato l'appaltatore a eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori e complementari che gli fossero richiesti per l'accettazione delle opere suddette. Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione. L'Appaltatore non potrà mai opporre a esonero o attenuazione delle proprie responsabilità la presenza nel cantiere del personale di direzione o di sorveglianza dell'università, l'approvazione di disegni e di calcoli, l'accettazione di materiali e di opere da parte del Direttore dei lavori. ART PRESA IN CONSEGNA E UTILIZZAZIONE DELLE OPERE REALIZZATE 31
32 L'Università può disporre delle opere realizzate subito dopo l'ultimazione dei lavori, alle condizioni di cui all art. 230, D.P.R. 207/2010. Quando l'università si avvalga di tale facoltà, l'appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, ragione o causa, e non potrà reclamare compensi di sorta. Delle operazioni di presa in consegna verrà redatto un verbale nel quale si descriverà lo stato di consistenza delle opere prese in consegna e del loro stato di manutenzione, al fine di garantire l'appaltatore dai possibili danni che potessero derivare con l'uso. L'Appaltatore resta esonerato dalla guardiania e manutenzione delle opere prese in consegna dall'amministrazione prima del collaudo; egli però risponde fino all'approvazione del collaudo di tutti i difetti derivanti da vizio e negligenza di esecuzione o da imperfezione dei materiali. I collaudi, anche favorevoli, e l'accettazione delle opere non esonerano l'appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge e, in specie, dalle garanzie per difformità e vizi dell'opera. ART NORME DI SICUREZZA GENERALI L Appaltatore è obbligato al rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.,. L'Appaltatore si obbliga a fornire tempestivamente al Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione dei lavori gli aggiornamenti relativi alla sicurezza ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. L Appaltatore dichiara, ai fini dell'esecuzione del contratto, di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza del lavoro, accetta esplicitamente il PSC prima dell inizio dei lavori e si obbliga ad osservarlo e far osservare a tutto il personale operante in cantiere durante l'esecuzione dei lavori, unitamente a tutte le 32
33 altre cautele e/o misure che si rendessero necessarie per prevenire infortuni o eventi comunque dannosi. L Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento edilizio e di igiene del Comune di esecuzione dei lavori, per quanto attiene la gestione del cantiere. ART. 31 RECESSO L Università ha diritto di recedere in qualunque tempo del presente contratto, secondo quanto stabilito dall art. 134 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ART RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'APPALTATORE L'Università ha diritto di risolvere il contratto, nei casi previsti dagli artt. 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 145 commi 3 e 4 del D.P.R. 207/2010, ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. In particolare, l Università può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: - emanazione nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, Legge 1423/1956 ed agli articoli 2 e ss. della Legge 575/1965, n. 575; - intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell Università, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; - grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori; - grave ritardo nell esecuzione dei lavori per negligenza dell appaltatore rispetto alle 33
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO (APPALTO A CORPO E A MISURA ) LAVORI PER OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO AULE PRESSO LA
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO (APPALTO A CORPO E A MISURA ) LAVORI PER OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO AULE PRESSO LA SCUOLA DI SCIENZE, VIA SANT ALBERTO N. 163 RAVENNA (RIF. 2013/3 SCUOLA DI SCIENZE
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO (APPALTO A CORPO E A MISURA ) LAVORI DI MESSA A NORMA LABORATORI SCIENZE AMBIENTALI E
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO (APPALTO A CORPO E A MISURA ) LAVORI DI MESSA A NORMA LABORATORI SCIENZE AMBIENTALI E ADEGUAMENTO LOCALI ED IMPIANTI PER INSEDIAMENTO CIRI RAVENNA TECNOPOLO SCUOLA DI SCIENZE,
(APPALTO A CORPO e A MISURA)
ALLEGATO B) SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO (APPALTO A CORPO e A MISURA) LAVORI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PRESSURIZZAZIONE E RIFACIMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI C/O IL COMPLESSO S.GIOVANNI IN MONTE,
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO (APPALTO A MISURA) APPALTO DI LAVORI PER L INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO (APPALTO A MISURA) APPALTO DI LAVORI PER L INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SEDE CENTRALE DI VIA ZAMBONI N. 33 - BOLOGNA - RIF.
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO (APPALTO A CORPO) REALIZZAZIONE ARCHIVIO CENTRALIZZATO AMMINISTRAZIONE GENERALE
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO (APPALTO A CORPO) REALIZZAZIONE ARCHIVIO CENTRALIZZATO AMMINISTRAZIONE GENERALE CIG 5785673864 CUP: J79H12000450001 PARTE D'OPERA: Progetto preliminare I progettisti Progetto

References: ART. 1
 ART. 2
 ART. 3
 ART. 4
 ART. 5
 ART. 6
 ART. 7
 ART. 8
 ART. 9
 ART. 18
 ART. 26
 art. 106
 art. 119
 ART. 1
 art.119
 ART. 2
 art. 358
 art. 304
 art. 256
 ART. 3
 ART. 4
 art. 68
 art. 55
 ART. 5
 ART. 6
 ART. 7
 ART. 8
 art. 2
 ART. 9
 art. 4
 ART.10
 ART.11
 art. 113
 art. 123
 art. 107
 articolo 1957
 art. 129
 art. 125
 art. 154
 art. 40
 art. 145
 art. 162
 art. 132
 art. 158
 art. 199
 art. 11
 art. 153
 art. 158
 art. 26
 art. 124
 art. 4
 art. 53
 art. 199
 art. 235
 art. 3
 art. 118
 art. 118
 art. 132
 ART. 23
 art. 158
 art. 166
 art.174
 art. 230
 ART. 31
 art. 134
 sentenza