Source: http://appaltieriserve.it/modules.php?name=News&new_topic=101
Timestamp: 2017-04-25 22:30:59+00:00

Document:
Argomento: D.P.R. 207.2010. Art. 167 (Accettazione, qualità ed impiego dei materiali). Art. 15 145.00Lodo Arbitrale, ottobre 2008Argomento trattato: D.LGS 163.2006. Art. 241 (Arbitrato) CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Risarcimento danni D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 Sottoservizi e interferenze D.P.R. 207.2010. Art. 167 (Accettazione, qualità ed impiego dei materiali). Art. 15 145.00 [A] Sull’istituto processuale della chiamata del terzo in sede di giudizio arbitrale e sulla rilevanza o meno riguardo alla competenza del collegio. [B] Sugli accertamenti che deve effettuare il collegio per poter pronunciare la risoluzione del contratto per inadempimento. [C] Sui casi in cui deve essere pronunciata la risoluzione del contratto per mutuo consenso, pur in difetto dell’inadempimento di una delle parti, e sull’efficacia retroattiva o meno di detta risoluzione. [D] Sulla fondatezza o meno della pretesa di risarcimento del danno avanzata da una delle parti in caso di scioglimento del contratto per mutuo consenso. [E] Sul periodo di validità della fideiussione dopo la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale. [F] Sulla risarcibilità o meno del danno conseguente il mancato incremento dei requisiti di qualificazione e la perdita di chance di acquisizione di commesse ulteriori nel caso di risoluzione contrattuale per mutuo consenso. [G] Sulla clausola del capitolato speciale che pone a carico dell’impresa la rimozione delle interferenze. [H] Sull’orientamento giurisprudenziale che ritiene le spese generali una voce di costo scollegata dai costi diretti del cantiere. [I] Sull’applicabilità dell’art. 25 del D.M. 145 del 2000 alle controversie antecedenti la sua entrata in vigore. [L] Sul risarcimento del danno per ritardato e mancato utile di impresa in caso di andamento anomalo dei lavori, anche in mancanza di specifica prova. [M] Le polizze fideiussorie non costituiscono oneri riconducibili alle spese generali. [N] Sul diritto della stazione appaltante, a seguito della risoluzione del contratto, di acquistare i materiali "utili" all'esecuzione dei lavoriLodo Arbitrale, maggio 2008 n. 62Argomento trattato: D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 D.P.R. 207.2010. Art. 167 (Accettazione, qualità ed impiego dei materiali). Art. 15 145.00 D.P.R. 207.2010. Art. 174 (Autorizzazione della spesa per lavori in economia). Art. 145 554.99 [A] Sull’anomalo andamento dei lavori e sul ristoro delle spese per il personale fisso di cantiere. [B] Sulle condizioni che devono sussistere per liquidare le opere in economia ai sensi dell'art. 145 del DPR 554 del 1999. [C] Sui materiali posti in opera senza eccezioni della direzione lavori e sulla loro mancata contabilizzazione per ritenuta difformità rispetto al capitolato speciale

References: Art. 167
 Art. 15
 Art. 241
 Art. 1453
 Art. 160
 Art. 25
 Art. 167
 Art. 15
 Art. 160
 Art. 25
 Art. 167
 Art. 15
 Art. 174
 Art. 145