Source: http://sylt-faerge.dk/105817664-Conciliaciones-durante-el-ano-2011-conciliaciones-durante-el-ano-2012.html
Timestamp: 2018-12-12 02:31:09+00:00

Document:
CONCILIACIONES DURANTE EL AÑO 2011 CONCILIACIONES DURANTE EL AÑO PDF
CONCILIACIONES DURANTE EL AÑO 2011 CONCILIACIONES DURANTE EL AÑO 2012
Download "CONCILIACIONES DURANTE EL AÑO 2011 CONCILIACIONES DURANTE EL AÑO 2012"
Joaquín Páez Naranjo
1 CONCILIACIONES DURANTE EL AÑO 2011 Nº SOLICITANTE INVITADO CONTRATO FECHA PRETENSIÓN AUDIENCIA RESULTADO CONCILIADOR 1 SQ - ALVAREZ Contrato de Consultoría y SupervisiónNº GR.CAJ-GGR "Construcción e implementación del Local Institucional de la DRE" 25/01/ /07/2011 Se deje sin efecto la Resolución Nº GR.CAJ-GGR mediante la cual se resolvió el contrato 01/09/2011 SIN ACUERDO 2 ENERGOPROJ EKT NISKOGRADNJ A S.A. Contrato Nº "Rehabilitación y mantenimientode la Carretera Cajamarca - Celendín, tramo Baños del Inca - La Encañada Km a nivel de carpeta asfáltica" 04/05/ /08/2011 Ampliaicón de Plazo Nº 02 por 06 días calendarios 13/09/2011 SIN ACUERDO 3 DEL NORTE Contrato Nº "Ampliación I.E.P. Ramoscucho - Distrito Pallán - Celendín - Cajamarca" 03/01/ /09/2011 Adicional de Obra Nº 02 y Ampliación de plazo Nº 02 24/11/2011 SIN ACUERDO CONCILIACIONES DURANTE EL AÑO 2012
2 1 CAJABAMBA Contrato Nº "Mejoramoento y Equipamiento I.E. Nº Lluchubamba - Sitacocha - Cajamarca" 27/12/ /03/2012 Liquidación del Contrato de Obra Nº GR.CAJ-GGR 24/04/2012 ACUERDO TOTAL : -El deja sin efecto la Resolución Nº GR.CAJ/GRI. -El contratista acreditará los daños y perjuicios derivados de la demora en la entrega del adelanto directo por parte de la Entidad, con documentos acordes a la legislación tributaria. -La liquidacvión de obra comprenderá los conceptos considerados en la Resolución Nº GR.CAJ/GRI y adicionalmente el pago de daños y perjuicios debidamente acreditados por un monto de S/. 10, La Entidad definirá la liquidación de obra a través de una nueva resolución por un monto total de S/. 10,000.00, la misma que no podrá ser cuestionada judicial o arbitral. 2 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIO NES 04/04/2012 IndemnizaciónSolidaria por Daño Emergente en un monto de S/. 860, /04/2012 SIN ACUERDO 3 NANCHOC Contrato N "Mejoramiento del Estadio Héroes de San Ramón - Saldos de Obra - Terminación" 20/08/ /04/2012 Deje sin efecto Resolución N GR.CAJ/GRI, en la cual se resuelve aprobar la liquidaci{on de obra con saldo a favor de la Etidad de S/. 23, Aprobar una nueva liquidación con un saldo a favor del contratista de S/. 33, /07/2012 ACUERDO TOTAL, Se aprueba la liquidación con un saldo a favor del contratista de S/
3 4 SAN JUAN Contrato Nº Reconstrucción I.E. Chuco - Pedro Galvez - San Marcos 08/08/ /06/2012 Ampliación de Plazo Nº 05 10/07/2012 SIN ACUERDO 5 SAN MARCOS I Contrato N "Electrificaci{on Rural en las microcuencas Muyoc - Shitamalca (21 localidades)" 20/06/ /07/2012 Que la Enitdad cumpla con el reconocimiento y pago de s/. 789, derivado de los adicionales N 05, 03 y Que la Entidad cumpla con reconocer y pagar la suma de S/. 900, derivada de las ampliaciones de plazo N 01,02,06,07,08,09 y10 28/07/2012 SIN ACUERDO R&M Contrato N GR.CAJ-GGR, Elaboraci{on del Expediente T{ecnico del Proyecto "Mejoramiento y Ampliaci{on del Sistema de Riego Suroconga - Caser{io Coñor, C.P. Huambocancha Alta - Cajamarca 29/12/ /07/2012 Consentimiento de la Resoluci{on N GR.CAJ/GGR 24/08/2012 SIN ACUERDO
4 MARÍA CLARA RIOJA VDA. DE DÍAZ - Centro de Salud - Posta Médica del Distrito de Llama SIN CONTRATO 05/08/2013 Devolución de predio rural SIN ACUERDO SAN JUAN Contrato Nº Reconstrucción I.E. Chuco - Pedro Galvez - San Marcos 08/08/ /08/2012 Ampliaci{on de Plazo N 03 SIN ACUERDO
5 Shaolin SRL. Contrato Nº Vigilancia para el Gobierno Regional Cajamarca 03/05/ /08/2012 Obligación de Dar Suma de Dienero en un monto equivalente a 108,960 sin IGV 06/09/2012 ACUERDO TOTAL Municipalidad Distrital de Cospán Convenio de Encargo de Ejecución de obra Nº GR.CAJ/GGR - Ejecución del Proyecto por un monto de 1'218, /04/ /08/2012 Devolución de 231, correspondiente al presupuesto no invertido. 6 ACERTHUS E.I.R.L. entidad liquidadora de la Empresa CONTISA Contrato N GR.CAJ - "Mejoramiento del Estadio Héroes de San Ramón" 14/07/ /08/2012 Pago del saldo de liquidación a favor de la Entidad en la suma de S/. 1'445, /09/2012 SIN ACUERDO 7 MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO PERUANO DEL PERÚ - MINDEF - EP Convenio de Encargo de Ejecución de Obra N GR.CAJ/GGR - "Construcción carretera Tintayoc - Pauca - Jelic" Diciembre de /08/2012 Pago del saldo de liquidación a favor de la Entidad en la suma de S/. 138, /09/2012 SIN ACUERDO
6 8 C&J IMPRESIONES E.I.R.L. Contratación de servicios de impresión SIN CONTRATO 23/11/2012 Pago de S/. 29, por servicio de impresión DESISTIMIENTO DE CONCILIACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE PAGO 8 SAN JUAN Contrato Nº Reconstrucción I.E. Chuco - Pedro Galvez - San Marcos 08/08/ /12/2012 Ampliación de Plazo parcial 03. ampliación plazo 05 y apmpliación de plazo 06 27/12/2013 ACUERDO TOTAL: - Respecto a la ampliación de plazo Nº 06, el otorga 49 días calendarios con la renuncia del contratista a los mayores gastos generales. - Respecto a la ampliación parcial del plazo Nº 03 se otorga 30 días calendarios con la renuncia del contratista a los mayores gastos generales. -Respecto a la ampliación de plazo Nº 05 el otorga al contratista 22 días calendarios con la renuncia del contratista a los mayores gastos generales. -El contratista se compromete a efectuar el pago de las mayores prestaciones de supervisión hasta la culminación de la obra. -El y contratista renuncian a iniciar acciones judiciales, arbitrales u otros. 10 R&M Contrato de Consultoría N GR.CAJ-GGR "Elaboración del Expediente Técnico del proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Riego Suroconga, Caserío Coñor, CP. Huambocancha Alta - Cajamarca" 20/09/ /12/2012 Pago de penalidad máxima por mora en la suma de S/. 3, /12/2012 SIN ACUERDO CONCILIACIONES DURANTE EL AÑO 2013
7 1 ALFARO Contrato Nº "Construcción e Implementación de la UGEL - Hualgayoc - Bambamarca" 20/01/ /01/2013 Se deje sin efecto Resolución Nº GR.CAJ/GRI en el extremo que aprueba la ampliación de plazo Nº 04 por 12 días y no por 56 días calendarios. 30/01/2013 SIN ACUERDO 2 DOLORES URTEAGA VARGAS SIN VÍNCULO CONTRACTUAL 08/02/2013 Reinvindicación del predio rústico llamdo la Perla e indemnización por daños y perjuicios en la suma de S/. 50, /02/2013 SIN ACUERDO 3 TREBOL Y VIRGEN DEL ROSARIO Contrato de Ejecución de Obra N GR.CAJ- GGR - "Electrificación Rural Colcabamba, Rumi Rumi, Churgapampa, Shitabamba, Callash, Chucruquio y Huanza" y Contrato de Supervisión de obra N GR.CAJ-GGR. 17/07/ /03/2013 Pago de S/. 169, por concepto de indemnización por enriquecimiento sin causa más intereses legales 23/05/2013 SIN ACUERDO 4 ORLANDO VALERIANO SUÁREZ Contrato Nº "Elaboración de Expediente Técnico del proyecto Creación de la Infraestructura de la I.E. primaria Nº Yanatotora - Distrito de la Encañada - Cajamarca" 05/03/2013 Dejar sin efecto la Resolición N º GR.CAJ/GGR que tiene por resuelto el contrato. - No aplicación de penalidad máxima. 17/04/2013 ACUERDO TOTAL : -Se deja sin efecto la Resolución Nº GR.CAJ-GGR. -Se aplica la penalidad máxima. -Se otorga un plazo de 15 días para que el consultar entregue el expediente.
8 5 G Y M Ingenieros Constructores SRL. Contrato Nº GR.CAJ/GGR - "Mejoramiento de la I.E. pública Nº El Limón Utco" 07/10/ /03/2013 Cancelación total de la liquidación de obra, intereses, indemnización y otros gastos. 19/03/2013 ACUERDO TOTAL: - El se compromete a pagar por concepto de monto total de liquidación de obra, la suma de S/. 94,277.40, sin reconocerse monto adicional alguno por intereses, indemnización y otros gastos. PASMINAA SAC Contrato N Serviio de Consultor{ia para la Elaboraci{on del Estudio de Pre Inversi{on a nivel del Perfil de Proyecto "Instalaci{on del Sistema de Informaci{on Hidro - Meteorol{ogica y Ambientales en la Regi{on 19/04/2013 Dejar sin efecto la Resoluci{on de Contrato practicada por la Entidad 20/05/2013 Acuerdo Total incertado en el Acta N
9 6 ALFARO Contrato Nº "Construcción e Implementación de la UGEL - Hualgayoc - Bambamarca" 20/01/ /04/2013 Se deje sin efecto Resolución Nº GR.CAJ/GRI en el extremo que aprueba la ampliación de plazo Nº 04 por 12 días y no por 56 días calendarios. 11/04/2013 ACUERDO TOTAL: -El, deja sin efecto la Resolución Nº GR.CAJ/GRI en el extremo que aprueba la ampliación de plazo Nº 04 por 12 días calendarios y en consecuencia se aprueba por 56 días calendarios. - El deja sin efecto la Resolución Nº GR.CAJ/GRI que declara improcedente la ampliación de plazo Nº 05, consecuentemente se tiene por aprobada en 12 días calendarios, renunciando el contratista a los mayores gastos generales variables derivados de las ampliaciones 4 y 5. -El contratista da conformidad a la Resolución Nº GR.CAJ/GRI que declara improcedente la ampliación de plazo Nº 06 renunciando a iniciar acción arbitral, conciliación o reclamo ante el. - el CONTRATISTA RATIFICA SU RENUNCIA A LOS MAYORES GASTOS GENERALES DERIVADOS DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZO nº 01 y 03, los mismos que no podrán ser objeto de acción legal alguna. -El contratista acepta la reducción del monto del contrato aprobada mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº GR.CAJ/P a cuya suma deberá adicionarse los gastos generales de utilidad e IGV. - El contratista se compromete a levantar las observaciones realizadas por el Comité de Recepción de Obra en el plazo previsto en la ley.
10 7 ARENALES Contrato Nº GR.CAJ.GGR - "Supervisión de obra Mejoramiento camino vecinal tramo EMP.CA-105 La Palma - Conga - El Verde y Tramo EMP. R - 22 (La Libertad) - EMP. R (El Porvenir - Nuevo Triunfo - EMP. R-22 - EMP. R -23 (Cruce el Naranjo - El Naranjo - EMP.CA-107)" 08/11/ /05/2013 Reconzca la resolución del contrato suscrito por ambas partes. -Pago de indemnización por daños y perjuicios y lucro cesante por la suma de S/ 34, Se libere de todo B:Itipo de responsabilidad civil, penal al contratista. 14/05/2013 ACUERDO TOTAL: -El acepta la resolución del contrato practicado por el consorcio. -El deja sin efecto la Resolución Nº GR.CAJ/GGR que dispone la resolución del contrato. -El consorcio renuncia a soliciatr pago por prestaciones ejecutadas e indemnización por resoluciòn del contrato. -No procede liquidación del contrato al no existir obligaciones pendientes entre el y el contratista. -El contratista y el desisten de los procesos arbitrales iniciados. - Ambas partes renuncian a iniciar cualquier acción civil, penal o arbitral respecto a los puntos tratados en la presente conciliación.
11 8 SUPER CONTROL Contrato Nº Servicio de Consultoría de Supervisión de obra Mejoramiento y Apertura de la Carretera José Galvez - Jorge Chávez - La Ayacunga" 10/10/ /05/2013 Se deje sin efecto la Carta Notarial Nº GR.CAJ/GGR-SG y la Resolución Nº GR.CAJ/GGR en todos sus extremos. 14/05/2013 ACUERDO TOTAL: El deja sin efecto la Resolución GR.CAJ/GGR, dejando vigente el Contrato Nº GR.CAJ-GGR hasta el consentimiento de la liquidación. - El reducirá el contrato Nº GR.CAJ-GGR en un 18.88% equivalente a S/. 46,925.84, eximiéndose el contratista de parte del servicio de supervisión de campo, modificación de la propuesta técnica y revisión de la liquidación del contrato de obra. - El consorcio a partir del día siguiente de la firma del acta de coniciliación prestará el servicio de supervisión por un plazo de 90 días, el cual vence el 15/08/2013 por un costo de S/:88,500, realizándose los pagos de acuerdo al avance de obra. -Las partes acuerdan modificar el plantel técnico y equipos para la prestación del servicio de supervisión. - El consorcio participará en la recepción de la obra. - El consorcio autoriza al a retener los pagos de las prestaciones efectuadas por el Jefe de Supervisión por un total de S/. 10, El deducirá de los pagos efectuados al consorcio la suma de S/. 19, por deducciòn de servicios de supervisión. -El consorcio y el se desisten de los procesos arbitrales instaurados. 9 JANER MIGUEL VASQUEZ GARC{IA 14/05/2013 Pago de indemnización por Daños y Perjuicios 19/05/2013 FALTA DE ACUERDO
12 10 VIAL BAMBAMARCA Contrato Nº "Construcción y mejoramiento de la carretera PE-3N Bambamarca - Paccha - Chimbán - Ión - LD con Amazonas (EMP 103 El Triunfo)" 12/07/ /05/2013 Aprobación del Adicional de Consultoría Nº 01 y Ampliación de Plazo Nº 02 por 45 días calendarios 11/06/2013 ACUERDO TOTAL: -El consorcio expresa su conformidad con lo resuelto en la Resolución Nº GR.CAJ/P que declaró improcedente la prestación adicional y ampliación de plazo; quedando definido que los puntos de inicio y final del proyecto son el PE 3NC (Bambamarca) y el EMP. AM-103 (El Triunfo). Las partes acuerdan que el crgrama de prestación del servicio se inicia el 17/09/2012 y culmina el 18/12/2013, con la conformidad aexpediente técnico el cual incluye el íntegro de actividades necesarias que deberán desarrollar las partes para la elaboración del Expediente Técnico y la ampliación de plazo por 23 días calendarios. -La determinación del cronograma para prestación del servicio no genera ningún pago a favor del contratista por los mayores plazos que se pudiera generar, no correspondiendo indemnización alguna por los daños y perjuicios por el periodo que comprende el cronograma. -Respecto a la forma del pago se efctuará al primer informe (Primer Informe Preliminar)20%; Informe Nº 02 (avance de estudio) 20%; Informe Nº 03 (avance de estudio) 18%; Subsanación de observaciones - Informe Nº 03 2%; Informe Nº 04 (borrador de expediente técnico) 20%; Informe Nº 05 (expediente técnico editado) 15%, aprobación de expediente técnico 5%. -Las partes acuerdan que el pago del Informe Nº 03 no estará sujeto a amortización del adelanto directo otorgado y que ésta será descontada de manera prorrateada en los pagos posteriores. 11 MARÍA FELÍCITAS CABRERA SÁNCHEZ 15/07/2013 Pago de S/. 25, por Indemnización por Daños y Perjuicios SIN ACUERDO
13 12 R&M Contrato de Consultoría N GR.CAJ-GGR "Elaboración del Expediente Técnico del proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Riego Suroconga, Caserío Coñor, CP. Huambocancha Alta - Cajamarca" 25/07/2013 Otorgamiento de plazo para el levantamiento de las observaciones del expediente técnico 24/08/2012 SIN ACUERDO 13 MAR{IA CLARA RIOJA VDA. DE DIAZ 05/08/2013 Reinvindicación de Predio Urbano - Distrito de Llamas - Chota SIN ACUERDO 14 ALFARO Contrato Nº "Construcción e Implementación de la UGEL - Hualgayoc - Bambamarca" 20/01/ /09/2013 Se deje sin efecto la Resolución Nº GR.CAJ/GRI que impone una penalidad de 06 días. Por un monto de S/. 20, Se modifique la Resolución Nº GR.CAJ/GRI en el extremo que no ha considerado los interesespor retraso en pago de valorizaciones y se le reconozca al contratista la suma de S/ Se modifique la Resolución Nº GR.CAJ/GRI en el extremo que no ha considerado los mayores gastos generales por la suma de S/. 11, Se reconozca el lucro cesante por la suma de S/. 100, Se reconozca gastos administrativos por S/. 2, /09/2013 ACUERDO TOTAL: - El deja sin efecto la Resolución Nº GR.CAJ/GRI. -Las partes acuerdan que la liquidación del contrato queda determinada conforme a los conceptos y montos consoderados en la Resolución Nº GR.CAJ/GRI, excluyéndose el concepto de penalidad de penalidad por mora con un saldo de liquidación de obra en S/. 13, El consorcio desiste del proceso arbitraje iniciado contra el.
14 18 LA PALMA Contrato Nº "Mejoramiento del camino Vecinal tramo EMP. CA (LA PALMA) - Conga El Verde y Tramo EMP.R 22 (LA LIBERTAD) - EMP. R 114 (EL PORVENIR) - Nuevo Triunfo - EMP. R22 EMP R-23 (CRUCE EL NARANJO) - El Naranjo - EMP. CAJ-107" 10/01/ /10/2013 Ampliación de plazo Nº 15, 16 y 17. -Pago de mayores gastos generales derivados por ampliaciones de plazo Nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 debidamente aprobadas por un monto de S/. 260, Pago de mayores gastos generales derivados de la ampliación de plazo parcial 15, 16 y 17 por S/. 71, /11/2013 ACUERDO TOTAL: -El consorcio da conformidad a lo resuelto en la Resolución Nº GR.CAJ/GRI que declaró improcedente la ampliación de plazo 15. -El deja sin efecto la Resolución Nº GR.CAJ/GRI que aprobó la ampliación de plazo Nº 16 por 4 días, aprobaándola por un plazo de 24 días. El, deja sin efecto la Resolución Nº GR.CAJ/GRI. -El consorcio ratifica su renuncia a los mayores gastos generales derivados de las ampliaciones de plazo Nº 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 y Cada una de las partes asume los gastos derivados de la solución de la controversia. 15 MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILÍN Y OTROS Convenio Específico de Cooperación para el Desarrollo del Programa de capacitación en Proyectos de Investigación y Educativos y Lectura Escritura y Matemática. 15/10/2013 Indemnización por la suma de S/. 102, / SIN ACUERDO 16 AUDRYVIC Contrato Nº Reconstrucción Infraestructura de la I.E. Simón Bolívar - San Miguel" 21/07/ /10/2013 Mayores Gastosd Generales por ampliación de plazo Nº 01. Indemnización por daños y perjuicios. 05/11/2013 SIN ACUERDO
15 JORGE CHAVEZ Contrato N GR.CAJ/GGR - Ejecuci{on de la obra Mejoramiento y apertura de la carretera Jos{e Galvez - Jorge Ch{avez - Ayacunga 10/08/ /11/2013 Ampliaci{o e Plazo N 06 13/12/2013 ACUERDO TOTAL Se otorga Ampliaciones de Plazo sin Mayores Gastos Generales 17 VIAL CELENDÍN Contrato Nº GR.CAJ-GGRMejoramiento de la Carretera Atoshaico - Ramoscucho - La Libertad de Pallán - Celendín 15/01/ /11/2013 Nulidad Parcial de la Resolución Nº GR.CAJ/P que declara improcedente la solicitud de ampliación por 124 días calendarios y presupuesto adicional Nº 02 de Consultoría de Obra por S/. 254, Se deje sin efecto el contrato al haberse vencido su vigencia por incumplimiento injustificado de las obligaciones esenciales de la Entidad. - Efectuar la liquidación de los servicios efectivamente ejecutados hasta la caducidad del contrato suscrito entre las partes. - Reconocimiento por parte de la Entidad a favor del contratista los gastos incurridos durante la ejecución del contrato por la suma de S/. 96, Nulidad parcial del Acta de Acuerdos.º 17/12/2013 SIN ACUERDO
16 19 BERAMED Contrato Nº GR.CAJ-DRA - "Adquisición de equipos para establecimientos de salud con funciones obstétricas y neonatales básicas y primarias de la Región Cajamarca" 27/12/ /12/2013 Devolución de lo indebidamente cobrado en un monto de S/. 14, /01/2014 SIN ACUERDO 20 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS Convenio de Encargo de Ejecución de Obra entre el y la Municipalidad Distrital de San Luis nº GR.CAJ/GGR 23/12/2013 Pago a favor del GORECAL de S/. 466, por concepto de oblñigación de dar suma de dinero más los intereses legales y costo del proceso 15/01/2014 SIN ACUERDO CONCILIACIONES DURANTE EL AÑO Consorcio Barna Contrato nº GR.CAJ/GGR - Ejecución de obra Construcció e Implementació del Local Institucional de la DRE Mejoramiento Canal de Irrigación Malcas II Etapa 02/11/ /01/2014 Se deje sin efecto la resolución de contrato practicada por Consorcio BARNA mediante Carta S/N NOTIFICADA EL 18/12/ Se determine un nuevo cronograma para la elaboración del Expediente Técnico 07/02/2014 SIN ACUERDO MINISTERIO DE JUSTICIA 2 MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS - SAN PABLO Convenio de Encargo Nº GR.CAJ-GGR- Construcción Puente las Paltas sobre el Ríos Puclush 17/09/ /01/2014 Se pague a favor del la suma de S/. 466,094.29
17 3 Consorcio Vial Contumazá Contrato de Ejecución de Obra Nº GR.CAJ- GGR. "Mejoramiento Carretera CA-101, Tramo Empalme PE-1NF Contumazá - Yetón" 01/10/ /01/2014 Nulidada o Ineficacia de la Resolución Nº GR.CAJ/GRI que declara improcedente la ampliación de plazo Nº 01. Consentimiento de la solicitud de ampliación de plazo Nº 01 por 125 días 20/03/2014 Acuerdo Total según Acta Nº , evitándose para la Entidad el pago de mayores gastos generales, por las ampliaciones otorgadas; así como se evitó un probable arbitraje que podría resultar más oneroso para la Entidad. 4 Consorcio Cajamarca Contrato de obra Mejoramiento Canal de Irrigación Malcas II Etapa 03/12/ /02/2014 Se deje sin efecto la Resolución Ejecutiva Regional Nº GR.CAJ/P que declaró la nulidad del contrato 07/03/2014 SIN ACUERDO ACTA Nº Alfonso Baltodano Tello Indemnización 17/02/2014 Se pague a favor del contratista el monto de S/. 90, por concepto de indemnización. 28/03/2014 SIN ACUERDO ACTA Nº Consorcio Pinpingos Contrato N GR.CAJ-GSRC Ampliaición de la Infrestructura de la I.E. Manuel Gonzales Prada. Pinpingos - Cutervo 06/10/ /02/2014 Se reconozca la suma de S/. 31, más intereses legales por vicios ocultos. SIN ACUERDO ACTA Nº Consorcio Pallán Contrato Nº "Mejoramiento Carretera EMP. PE. 3N (Bambamarca) - Atoshaico- Ramoscucho- La Libertad de Pallán - EM.PE. 8E" 03/11/ /02/2014 Se revoque la Resolución Nº GR.CAJ/GR., Se reconozca la Ampliación de Plazo Nº 08 por un total de 30 días calendarios 12/03/2014 Acuerdo Total consignado en el Acta Nº ,
18 8 Consorcio Lambayeque Contrato Nº GR.CAJ-GGR Elaboración del Proyecto "Mejoramientodel Servicio de Agua del Sistema de Riegodel Caserío Santa Catalina, distrito de Cupishnique - Contumazá - Cajamarca" 22/05/ /02/2014 Nulidad de Resolución Gerencial Regional Nº GR.CAJ/GRI 25/03/2014 Acuerdo Total incluíco en el Acta Nº Consorcio Ingeniería Contrato Nº GR.CAJ-GGR Elaboración del Proyecto "Construcción del Ssitema de Riego LocalizadoEmbalse - El Sauce, y Mejoramiento de la Infraestructura de Riego en la cuenca de la quebrada El Palmo del distrito San Felipe - Jaén" 21/05/ /02/2014 Nulidad de Resolución Gerencial Regional Nº GR.CAJ/GRI 25/03/2014 Acuerdo Total incluíco en el Acta Nº Consorcio Vial Contumazá Contrato de Ejecución de Obra Nº GR.CAJ- GGR. "Mejoramiento Carretera CA-101, Tramo Empalme PE-1NF Contumazá - Yetón" 01/10/ /02/2014 Ampliación de Plazo Nº 02 20/03/2014 Acuerdo Total incluído en el Acta , se evitó el pago por mayores gastos generales.
19 11 Cosorcio Villar Cajamarca Contrato Nº GR.CAJ-GGR Elaboración del Estudio de Pre Inversión a nivel del Perfil del PIP "Mejoramiento del Servicio de Agua para el Sistema de Riego en el Centro Poblado de Yurayacu - Chota - Cajamarca" 31/10/ /02/2014 DejAR SIN EFECTO Resolución Nº que resolvió el contrato. 09/05/2014 Acuerdo Total incluído en el Acta , se evitó el pago por mayores gastos generales. 12 Consorcio Estrella del Norte Contratode Consultoría Nº GR.CAJ-GGR Elaboración del Elaboración del Expediente Técnico del proyecto "Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego de los Canales Lanchez Artesa,Arteza Canchán, Anchipán Arteza Mascota en el Centro Poblado Lamaspampa - Distrito el PrADO - san miguel - cajamarca 31/10/ /03/2014 Se declare la Nulidad de la Resoluci{on N GR.CAJ/GG; otorgar un plazo de 55 d{ias para culminación del servicio; presentaci{on de cronograma, pago adicional por lod servicios de consultor{ia 13/06/2014 ACTA N ACUERDO TOTAL
20 13 Consorcio AUDRYVIC Contratode Consultoría Nº GR.CAJ-GGR Elaboración del Elaboración del Expediente Técnico del proyecto "Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego de los Canales Lanchez Artesa,Arteza Canchán, Anchipán Arteza Mascota en el Centro Poblado Lamaspampa - Distrito el PrADO - san miguel - cajamarca 31/10/ /03/2014 Culminación de Contrato de Obra 25/03/2014 Acuerdo Total consignado en el Acta Nº , evitándose para la Entidad equivalente a S/. 375,003.68, monto que posiblemente se habría tenido que reconocer a favor del contratista en un posible arbitraje. 14 DEL NORTE GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO Contrato Nº GR.CAJ-GRSC - "Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E. Manuel Pardo y La Valle C.P. Pampa de la Rioja - Distrito de Sócota - Cutervo - Cajamarca 12/03/2014 Nulidada de la Resolución Nº GR.CAJ/GGR 08/05/2014 SIN ACUERDO ALEX CHUQUILÍN ROMERO 15 UGEL SAN MARCOS, DRE Y Designación en plaza docente 17/03/2014 Indemnización por S/. 70, MARCO ANTONIO RUÍZ PRTÍZ GOIRECAJ Construcción Carretera Shirac - Cañapa - Caruillo 18/03/2014 Pago de honorarios como supervisor de obra en un monto de 10, /04/2014 ACUERRDO TOTAL 17 JUAN MANUEL SÁNCHEZ PORTAL GOIRECAJ Construcción Carretera Shirac - Cañapa - Caruillo 18/03/2014 Pago de honorarios como ASISTENTE DE SUPERVISIÓN de obra en un monto de 8, /04/2014 ACUERRDO TOTAL
21 19 ESTANISLAO SEGUNDO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ Consultoría para "Elaboración del Estudio de Preinversión a Nivel del Perfil PIP: Instalación del Servicio de Agua para el Sistema de Riego en la Localidad de Catache, Provincia de Santa Cruz - Cajamarca" 20/03/2014 Nulidad de Resolución Nº GR.CAJ/DRA 16/04/2014 ACTA Nº 0'52 ACUERDO TOTAL 20 NAYLAMP Contrato de Consultoría Nº de fecha11/12/2012 "Mejoramiento del Sistema de riego Cuzcuden, c.p. de cuzcuden, distrito de San Pablo, Provincia de San Pablo - Cajamarca" 20/03/2014 Nulidad de Resolución Nº GR.CAJ/DRA 09/05/2014 ACUERDO TOTAL, SE LOGRÓ A FAVOR DE LA ENTIDAD EL PAGO DE PENALIDADA POR PARTE DEL EN UN MONTO EQUIVALENTE A S/ RESOLVIÉNDOSE EL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES POR LA CAUSAL DE FUERZA MAYOR 21 FERNANDO ARTURO ELÍAS ZULOETA Contrato Nº Consultoría para la Elaboración del Expediente Técnico Definitivo del PIP "Construcción Canal Chacapampa - Tumbadén - Saldo de Obra" 28/03/2014 Nulidada de Resolución Nº GR.CAJ- GGR 27/05/2014 ACUERDO TOTAL ACTA Nº Se deja sin efecto la Resolución Nº GR-CAJ-GGR. El consultor se compromete a dar inicico en un plazo de tres días siguientes a la suscripción del contrato los trabajos de campo para un nuevo estudio topográfico y de mecánica de suelos - geotécnia y geología. Se acuerda modificar los plazos para presentación de Informe Técnico y su CENTRO DE incumplimiento ameritará la resolución del CONCILIACIÓN "LA SOLUCIÓN" contrato. -Consultoe acepta la aplicación de penalidad máxima por moraequivalente al 10% del monto total del contrato. - No se reconocerá a favor del consultor ningún monto por concepto de mayores gastos generales o indemnización por daños y prjuicios..
22 22 GUSTAVO FERNANDO SOSA MONTALVO Supervisión de la Obra Mejoramiento Emp - PE-3N (Bambamarca) - Atoshaico - Ramoscucho- La Libertad de Pallán - EMP.PE 8B 8Celendín) 25/03/2014 Obligación de Dar Suma de Dienero 15/04/2014 ACUERDO TOTAL 23 ANIBAL QUINTÍN CÁCERES NARREA Supervisión de la Obra Mejoramiento Emp - PE-3N (Bambamarca) - Atoshaico - Ramoscucho- La Libertad de Pallán - EMP.PE 8B 8Celendín) 25/03/2014 Obligación de Dar Suma de Dienero 21/04/2014 ACUERDO TOTAL 24 EDINSON LEVI SÁNCHEZ SUÁREZ Supervisión de la Obra Mejoramiento Emp - PE-3N (Bambamarca) - Atoshaico - Ramoscucho- La Libertad de Pallán - EMP.PE 8B 8Celendín) 25/03/2014 Obligación de Dar Suma de Dienero 15/04/2014 ACUERDO TOTAL 25 JUAN MARCOS MIRANDA ATALAYA Contrato N Consultoría para la elaboración del estudio de pre inversión a nivel del perfil del PIP Mejoramiento e Instalación del Servicio de agua del Sistema de Riego Yangua, Cacerío la Cruz, Mazín Alizo, San Francisco de Asís, Paraguay, Nuevo Horizonte y la Lima, Distrito Sallique - Jaén - Cajamarca 13/08/ /03/2014 Dejar sin efecto Resolución Nº GR.CAJ/GGR 15/04/2014 ACUERDO TOTAL MANUEL ROGERIO VÁSQUEZ RUÍZ
23 26 JUAN MARCOS MIRANDA ATALAYA Contrato N 26 Consultoría para la elaboración del estudio de pre inversión a nivel del perfil del PIP Mejoramiento del Canal Miracosta - Chota -Cajamarca 06/08/ /03/2014 Dejar sin efecto Resolución Nº GR.CAJ/GGR 08/05/2014 ACUERDO TOTAL MANUEL ROGERIO VÁSQUEZ RUÍZ 27 MI CAJA CAJAMARCA Ejecución de Carta Fianza del Contrato Nº GR.CAJ/GGR - BARNA 20/ Nulidad de Resolución Nº GR.CAJ/DRA 21/04/2014 SIN ACUERDO JULIO CÉSAR SIGUAS VELAZCO CENTRO DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 28 PIDES Contrato Nº GR.CAJ-DRA "Elaboración del Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil del PIP - Instalación y Mejoramiento del Servicio de Agua en los S8istemas de Riego en el Centro Poblado de Malat, Caserío La Florida y Santa Ana, Distrito José Sabogal, Provincia de San Marcos - Cajamarca 31/03/2014 Nulidada e Ineficacia de la Resolución Nº GR.CAJ/DRA 09/05/2014 ACUERDO TOTAL, SE LOGRÓ A FAVOR DE LA ENTIDAD EL PAGO DE LA PENALIDADA EQUIVALENTE AL 10% DEL ÚLTIMO PAGO (40% DEL TOTAL DE LA CONTRATO) Y EL NO PAGO DE MAYORES GASTOS GENERALES. CHRISTOFER ALEJANDRO QUISPE CABRERA CENTRO DE CONCILIACIÓN "LAND MARKS" 29 HUMBERTO JOSÉ TORERO CARO Contrato Nº Consultoría de Obra " Supervisión de la obra Mejoramiento de la Carretera EMP. PE-3N (Bambamarca) - Atoshaico - Ramoscucho - La Libertad de Pallán - EMP. PE 8B (Celendín)" 01/04/2014 Reconocimiento de Pago por Servicios Prestados en un monto S/ /04/2014 ACUERDO TOTAL
24 30 WILSON GERARD BACA ALTAMIRANO Proyecto "Logros de aprendizaje en las áreas de Comunicación Integral y Lógico Matemáticas en las Instituciones Educativas del Quintil 1 de la Educación Básica, Primaria" en las provincias de Chota, Cutervo y Santa Cruz" Rendición de cuentas por el monto de S/. 8, Consorcio CREATEK Contrato Nº Consultoría para Elaboración del Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil del PIP: Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera Vecinal Caserío Perla Mayo - C.P.- Villanueva - CP. Andamachay - CP. Chacapampa, Caserío Neuvo Horizonte - Chadín - Provincia de Celendín - Cajamarca 09/04/2014 Resolución de Contrato. 32 Max Alberto Barrueto Romo Contrato Nº Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Baños del Inca - Llacanora - obras complementarias. 09/04/2014 Obligación de Dar Suma de Dinero S/. 3,500.00, Indemnicación por daños y pago de intereses 02/06/2014 ACTA Nº ACUERDO TOTAL, EL SOLIICTANTE ACEPTA SE LE PAGUE LA SUMA DE S/. 1, SE EVITÓ EL PAGO POR PARTE DE LA ENTIDAD DE S/. 1, CC. "LAND MARKS" Christopher Alejandro Quispe Cabrera
25 33 Consorcio Cajamarca Contrato de Consultoría Nº Elaboración del Expediente Técnico "Mejoramiento e Instalación del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Centro Poblado de Huagal, Distrito de José Sabogal, Provincia de San Marcos - Región Cajamarca" 22/04/2013 Nulidad de Resolución 09/05/2014 ACUERDO TOTAL, SE EVITÓ PAGO DE MAYORES GASTOS GENERALES POR RENUNCIA DEL CONTRATISTA Y SE APLICA PENALIDAD MÁXIMA A FAVOR DE LA ENTIDAD EQUIVALENTE AL 10% MONTO TOTAL DEL CONTRATO 34 Consorcio del Norte Contrato de Consultoría Nº GR.CAJ/GGR - Mejoramiento del Servicio de Agua para el Ssitema de Riego de los Caseríos de Chiribamba y la Putaga, Distrito de Huambos, Provincia de Chota - Región Cajamarca 22/04/2013 Nulidad de Resolución Nº GR.CAJ/GGR 28/05/2014 ACTA Nº ACUERDO TOTAL, CONSULTOR SE COMPROMETE A PRESENTAR EL INFORME FINAL EN UN PLAZO DE 10 DÍAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE CONCILIACIÓN Y RENUNCIA AL RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES. 35 Consorcio Naylamp Contrato de Consultoría Nº GR.CAJ-GGR- Mejoramiento de Instalación de Riego Tecnificado del Ssitema de Riego La Cocha, El Puquio - Contumazá - Cajamarca 28/04/2014 Nulidada de Resolución Nº GR.CAJ/GGR 13/06/2014 AVTA Nº ACVTA DE CONICLIACIÓN POR INASISTENCIA DE UNA DE LAS PARTES. 36 JUAN HUGO VALDIVIA QUISPE Obra Construcción del Sistema de Agua Potable y Letrinas Tumbadén Grande, Vista Alegre y Chacapampa - Tumbadén San Pablo - Cajamarca 28/ Obligación de dar Suma de Dinero al haber presato servicios como Asistente de Supervisión 26/ ACTA Nº SIN ACUERDO
26 36 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN PABLO Convenio de Encargo de Ejecución de Obra Nº 29 "Mejoramiento de la Trocha Carrozable Santa Rosa de Unanca Callangas" ODSD por un monto de S/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN PABLO Convenio de Encargo de Ejecución de Obra Nº 19 "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado la Banda - Cerro Blanco Kuntur Wasi- Sangal" ODSD por un monto de S/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COSPAN Convenio de Encargo de Ejecución de Obra Nº 20 "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera La Posada Cospanl" ODSD por un monto de S/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAPA Convenio de Encargo de Ejecución de Obra Nº 34 "Mantenimiento LD Las Viejas - El Emplame - R3N (El Perdenal), Tramo San Miguel - Llapa - El Empalme - Saldo de Obra" ODSD por un monto de S/ PASMINAA SAC Contrato de Consultoría Nº GR.CAJ-DRA - Elaboración del Estudio de Pre Inversión a Nivel del PIP - Instalación del Sistema de Información Hidro- Meteorología y Ambiental para reducir y mitigar peligros, vulneravilidades naturales, ambientales en la Región Cajamarca" 02/05/2014 Dejar sin efecto la Resolución Nº GR.CAJ/GGR 16/05/2014 SIN ACUERDO ALEX CHUQUILIN ROMERO CENTRO DE CONCILIACIÓN "LA SOLUCIÓN"
27 41 VILLAR CAJAMARCA Contrato de Consultoría Nº GR.CAJ-DRA "Elaboración derl Estudio de Pre Inversión a Nivel del Perfil del PIP para Mejoramiento del Servicio de Agua para Sistema de Riego de Centros Poblados de Chuco y Shitamalca y Caseríos Montesrco y Alfonso Ugarte, Dist. Pedro Gálvez - San Marcos - Cajamarca" 02/05/2014 Nulidad de la Resolución Nº GR.CAJ DRA, Pago del Servicio y Aprobación del Estudi. 06/06/2014 ACTA Nº Acuerdo total, Consultor se compromete a cumplir con las metas establecidas en los términos de referencia en un plazo de 10 días calendarios a partir de la suscripción del Acta,, Consultor acpeta aplicación penalidad equivalente al 10% del total del contrato, consultor renuncia a pago de mayores gastos generales; se deja sin efecto la Resolución Nº GR.CAJ-DRA ALEX CHUQUILIN ROMERO CENTRO DE CONCILIACIÓN "LA SOLUCIÓN" 42 VILLAR CAJAMARCA Contrato de Consultoría Nº GR.CAJ-DRA "Elaboración del Estudio a Nivel del Perfil del PIP para Mejoramiento y ampliación del Tramo de Carretera Empalme Ruta CA 109 (Llanguat) - Puente Río La Llanga - Pizón Dist. De Celendín, Distr. Miguel Iglesias - Celendín - Cajamarca " 02/05/2014 Nulidad de la Resolución Nº GR.CAJ DRA, Conclusión del Estudio 06/06/2014 ACTA Nº Acuerdo total, Consultor se compromete a presentar el Informe Final en un plazo de 10 días calendarios a partir de la suscripción del Acta,, consultor renuncia a pago de mayores gastos generales; ALEX CHUQUILIN ROMERO CENTRO DE CONCILIACIÓN "LA SOLUCIÓN" 43 PASMINAA SAC Contrato de Consultoría Nº GR.CAJ-DRA - Elaboración del Estudio de Pre Inversión a Nivel del PIP - Creación del Puente Carrozable Catagón y Accesos en el Distrito de Pedro Galvez - San Marcos - Cajamarca" 12/05/2014 Dejar sin efecto la Resolución Nº GR.CAJ/DRA. Abstenerse de comunicar al OSCE la resolución del contrato. 16/06/2014 ACTA N ACUERDO TOTAL ALEX CHUQUILIN ROMERO CENTRO DE CONCILIACIÓN "LA SOLUCIÓN"
28 44 ROSA MANTILLA CALVA - GDS Servicio de fotocopiado del Proyecto Educativo "Logros y Aprendizajes en Instituciones Educativas de la Región Cajamarca" 09/05/2014 Pago del Servicio de Fotocopiado por S/. 38, /06/2014 ACTA Nº ACUERDO TOTAL, ENTIDAD SE COMPROMETE A PAGAR EL MONTO DE S/. 38, Y EL CONTRATISTA RENUNCIA AL PAGO DE INTERESES MÒNICA LÓPEZ PITTÒ CENBTRO DE CONCILIACIÓN RUMITIANA. 45 Consorcio Lambayeque Contrato Nº GR.CAJ-GGR Elaboración del Proyecto "Mejoramientodel Servicio de Agua del Sistema de Riegodel Caserío Santa Catalina, distrito de Cupishnique - Contumazá - Cajamarca" 22/05/ /05/2014 Ampliación de plazo para levantamiento de observaciones 05/06/2014 ACTA Nº SIN ACUERDO ALEX CHUQUILIN ROMERO CENTRO DE CONCILIACIÓN "LA SOLUCIÓN" 46 Empresa Automotríz J. Salazar E.I.R.L. Prestación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de vehículos automores 26/ Pago de S/ por servicios prestados; reconocimiento de intereses legales 12/06/2014 ACTA Nº ACUERDO TOTAL El se compromete a pagar lo adeudado en dos partes 50% equivalente a S/. 36, A 10 días hábiles de realizada la conciliación; segundo pago 50% equivalente a S/.36, a los 20 días hábiles de realizada la conciliación. el contratista renuncia al pago de intereses legales. CHRISTOFER ALEJANDRO QUISPE CABRERA CENTRO DE CONCILIACIÓN "LAND MARKS" 47 MANUEL OSCAR NOVOA GÓMEZ Consultoría para la elaboración el Estudio a Nivel de Perfil del Proyecto Instalación, Implementación de Servicios de Salud Ealizados Itinerantes, para una adecuada atención en la Jurisdicción de la DISA Chota - Región Cajamarca" 26/05/2014 Continuar con elaboración del estudio de pre nversión 23/06/2014 ACTA Nº ACUERDO TOTAL Las partes acuerdan que la prestación del servicio debe proseguir; una vez declarada la viabilidad se procederá al pago; se desiste de cualquier judicial; solicitante renuncia a mayores gastos generales MÓNICA LÓPEZ PILLO CENTRO DE CONCILIACIÓN "RUMI TIANA"
29 48 WADA HOSPITAL REGIONAL CAJAMARCA Contrato Nº HRC- OL - Contratación del Servicio de toma de Inventario Físico de Activos y Cuentas de Orden del Hospital Regional de Cajamarca 26/05/2014 Nulidad de la Resolución del Contrato efectuada por la Entidad. - Declaración de conformidad del servicio. -Pago de S/H Indemnización por Daños y Perjuicios. - Costas y costos del proceso de conciliación 49 AEROPÙERTO CAJAMARCA - PROREGIÓN Contrato Nº Consultoría para Estudios de Pre Inversión a Nivel de Perfil y Fcatibilidad del Proyecto Mejoramiento er Implementación del Aeropuerto de Shumba - Jaén - Cajamarca 28/05/2014 Declaración de conformidad del entregable que fuera enviado el 28/02/ /06/2014 ACTA Nº SIN ACUERDO ALEX CHUQUILIN ROMERO CENTRO DE CONCILIACIÓN "LA SOLUCIÓN" 50 CAUDAY E.I.R.L. Contrato Nº GR.CAJ - Ejecución de Obra "Reconstrucciòn de I.E. Nº Cauday - Cajabamba" 05/06/2014 Reconsideración de Ampliación de Plazo Nº 01 26/06/2014 ACTA N ACUERDO TOTAL El Gorecaj deja sin efecto la Resolución N GR.CAJ/GRI; Consorcio renuncia a mayores gastos generales derivados de laampliación de plazo N 02; Cada parte asume loscostos delaconciliación. ALEX CHUQUILIN ROMERO CENTRO DE CONCILIACIÓN "LA SOLUCIÓN" 51 CAJABAMBA HRC - Contrato Nº GR.CAJ/DRS/HRC-DE - Mejoramiento del Suelo del Área del Servicio de la Adecuación de los Ambientes para el Plan Estratégico Nutricional en la Nueva Sede del URC" 06/06/2014 Pago por Servicios 20/06/2014 ACTA Nº SIN ACUERDO ALEX CHUQUILIN ROMERO CENTRO DE CONCILIACIÓN "LA SOLUCIÓN"
30 52 JORGE CHÁVEZ Contrato de obra Nº GR.CAJGGR - Mejoramiento y Apertura de la Carretera José Galvez - Jorge Chávez - Ayacunga" 26/06/2014 Dejar sin Efecto la Carta Nº GR.CAJ/GGR, No Resolución del Contrato 53 CONSULTING Contrato Nº Supervisión de la Obra "Mejoramiento Carretera CA-101, Tramo- 1N F (Contumazá) - Yetón" 08/07/2014 Nulidad de la Resolución Nº GR.CAJ- GGR de fecha 11 de junio de 2014 y cancelación de la diferencia del moncto cobrado por la valorización de supervisión ALEX CHUQUILIN ROMERO CENTRO DE CONCILIACIÓN "LA SOLUCIÓN" 54 CONSTRUCTO RA Y MULTISERVICI OS "LUCERO UNANQUINO" SRL- RXPEDIENTE TÉCNICO MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVIVO POZO SECO 08/07/2014 Pago de S/. 10, ALEX CHUQUILIN ROMERO CENTRO DE CONCILIACIÓN "LA SOLUCIÓN" 55 CONSTRUCTO RA Y MULTISERVICI OS "LUCERO UNANQUINO" SRL- RXPEDIENTE TÉCNICO MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE HUAMBOCANCHA ALTA 08/07/2014 Pago de S/. 10, ALEX CHUQUILIN ROMERO CENTRO DE CONCILIACIÓN "LA SOLUCIÓN" 56 NAYLAMP Contrato de Consultoría Nº Mejoramiento e Instalación de Riego Tecnificado del Sistema de Riego la Cocha, El Puquio, Distrito de Contumazá y Chilete - Provincia de Contumazá - Cajamarca 08/07/2014 Nulidad de la Resolución Nº GR.CAJ/GGR ALEX CHUQUILIN ROMERO CENTRO DE CONCILIACIÓN "LA SOLUCIÓN"
31 57 D.S.V CONSTRUCTO RES SAC Contrato de obra GSR Chota "Construcción: Sede Gerencia Sub Regional Chota" 21/07/2014 Amplianción de plazo parcial Nº 6 por 60 dias calendario 08/08/2014 Acta de Conciliación Nº , con acuerdo Total: - Se acepta la solicitud de ampliación de plazo Nº 6 por el plazo de 15 días calendario. El contratista DSV renuncie al cobro de mayores gastos generales que se pudieran generar como resultado de la ampliación de plazo Nº 6 James Brad Huamán Pérez CENTRO DE CONCILIACION CAXAMARCA (CENCOCAX) 58 DSV CONSTRUCTO RES SAC Contrato de obra GSR Chota "Construcción: Sede Gerencia Sub Regional Chota" 21/07/2014 Se deje sin efecto la Resolución de Gerencia Sub Regional Nº GR.CAJ.GSR.CH que resolvio en forma total el Contrato de obra GSR Chota "Construcción: Sede Gerencia Sub Regional Chota" Aprobar un nuevo y definitivo calendario de avance de obra 08/08/2014 Acta de Conciliación Nº , con acuerdo Total: - Se deja sin efecto la Resolución de Gerencia Sub Regional Nº GR.CAJ.GSR.CH que resolvio en forma total el Contrato de obra - Se aprueba un nuevo y definitivo calendario de obra en donde se considera 31 días calendario para la culminación de la obra James Brad Huamán Pérez CENTRO DE CONCILIACION CAXAMARCA (CENCOCAX)

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución