Source: https://www.scribd.com/document/26614420/Delibera-Di-Giunta-n-90-Del-4-Dicembre-2009
Timestamp: 2018-04-23 17:47:38+00:00

Document:
ADEGUAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI S.MARIANO CASABONA, LE VIGNE E MONTALTO ALLA CO= STRUENDA STRADA "ISERNIA - CASTEL DI SANGRO" APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE -
L'anno duemilanove il giorno quattro del mese di dicembre alle ore 18:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte di cui all'oggetto. Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: CARMOSINO FERDINANDO D'AMICO NICOLINO MAMMANA ORESTE IACOBUCCI GIACOMO DI VINCENZO DEBORAH SINDACO VICE SINDACO ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE P P A P P
UDITA la proposta del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale; PREMESSO CHE con delibera di G.C. n° 71 del 04/07/2006, come rettificata dalla successiva deliberazione n. 99 del 28.09.2006, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Adeguamento strada di collegamento delle frazioni San Mariano, Carabona, Le vigne e Montalto alla costruendo strada Isernia-Castel di Sangro” dell’importo complessivo di € 360.000,00, recante il seguente quadro tecnico economico: SOMME PER LAVORI a.1 Lavori a misura €. 239.798.09 Di cui per la sicurezza non soggetti a ribasso a.1.1. Importo sicurezza €. 9.843.59 IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA €. 229.954,5 b.1 IVA (10% di A) €. 23.979,81 b.2 Spese Tecniche comprensivi di oneri €. 56.209,15 b.3 Cassa 2% di b.2 €. 1.124,18 b.4 Iva 20% di (b.2+b.3) €. 11.466,67 b.4 Art. 18 legge 109/94 €. 4.795,96 b.5 Indennità espropriativa €. 22.400,00 b.6 Imprevisti €. 226.14 Totale Somme a Disposizione €. 120.201,91 Totale Complessivo €. 360.000,00 CHE il suddetto intervento è stato interamente finanziato dalla Regione Molise con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 272 del 14.10.2005, nell’ambito delle risorse della Delibera Cipe 20/2004; CONSIDERATO che con Determinazione del R.S.T. n. 81 del 31/12/2007, a seguito dell’affidamento dei lavori in oggetto, mediante pubblico bando ai sensi del D.Lgs. n.163/06 smi venivano definitivamente affidati all’ Impresa Edilflorio con sede in Triveneto (CB) per un importo di € 155.708,33 al netto del ribasso d’asta del 36.568%, i lavori di “adeguamento della strada di collegamento delle frazioni San Mariano, Casabona, Le Vigne e Montalto alla costruenda strada “Isernia Castel Di Sangro”, rideterminando il quadro tecnico economico come di seguito riportato: A) Lavori €. 145.864,74 Sicurezza €. 9.843,59 Totale €. 155.708,33 B) Somme a disposizione IVA 10% A) €. 15.570,83 Spese tecniche €. 47.163,65 Art. 18 L 109/94 €. 4.795,96 Espropri €. 22.400,00 Imprevisti €. 7.785,41 Sommano 97.715,85 Totale Generale 253.424,18 VISTA la perizia di variante redatta dall’ing. Claudio D’Amico, secondo quanto concordato con l’amministrazione comunale nel novembre 2009, assunta al protocollo al n. 5434 del 03 dicembre 2009, dell'importo di € 253.424,18 ; VISTA la documentazione tecnico contabile allegata alla perizia tecnica di variante e precisamente: a) relazione tecnica di variante; b) schema dell’atto di sottomissione; c) verbale di concordamento nuovi prezzi; DELIBERA DI GIUNTA n. 90 del 04-12-2009 - Pag. 2- COMUNE DI RIONERO SANNITICO
analisi nuovi prezzi; computo di variante; quadro Comparativo; quadro economico;
VISTO il quadro tecnico economico allegato alla suddetta perizia, come di seguito riportato: A) Lavori €. 152.942,39 Sicurezza €. 9.843,59 Totale €. 162.785,98 B) Somme a disposizione IVA 10% A) €. 16.278,60 Spese tecniche €. 47.163,65 Art. 18 L 109/94 €. 4.795,96 Espropri €. 22.400,00 Sommano 90.683,21 Totale Generale 253.424,19 DATO ATTO che trattasi di perizia di variante suppletiva con incremento contenuto nel 5% dell’importo contrattuale, ai sensi del art. 152, comma 3 del Dlgs 163/06, di importo complessivo contenuto nell’ambito del finanziamento concesso; ACQUISITI i pareri necessari ai sensi dell’art. 49 del TUEL, resi dal responsabile dei servizio tecnico e dal responsabile del servizio finanziario; CON VOTI unanimi espressi per alzata di mano DELIBERA DI APPROVARE la perizia tecnica di Variante suppletiva redatta dall’ing. Claudio D’amico relativa ai lavori di adeguamento della strada di collegamento delle frazioni San Mariano, Casabona, Le Vigne e Montalto alla costruenda strada “Isernia Castel Di Sangro”, recante il seguente quadro tecnico economico: A) Lavori Sicurezza Totale B) Somme a disposizione IVA 10% A) Spese tecniche Art. 18 L 109/94 Espropri Sommano Totale Generale €. 152.942,39 €. 9.843,59 €. 162.785,98 €. €. €. €. 16.278,60 47.163,65 4.795,96 22.400,00 90.683,21 253.424,19
Di dare atto che trattasi di perizia di variante suppletiva con incremento contenuto nel 5% dell’importo contrattuale, ai sensi del art. 152, comma 3 del Dlgs 163/06, di importo complessivo contenuto nell’ambito del finanziamento concesso; Di dichiarare con successiva immediatamente esecutivo. ed unanime votazione il presente atto
DELIBERA DI GIUNTA n. 90 del 04-12-2009 - Pag. 4- COMUNE DI RIONERO SANNITICO
DELIBERA DI GIUNTA n. 90 del 04-12-2009 - Pag. 5- COMUNE DI RIONERO SANNITICO
Documents Similar To Delibera Di Giunta n.90 Del 4 Dicembre 2009
CV Europass 20160608 Fiorentino IT
Agua e Gas 2015
Separata Artes 2
europass-cv-sebastiani-it

References: Art. 18
 Art. 18
 Art. 18
 art. 152
 Art. 18
 art. 152