Source: http://docplayer.it/407346-Il-direttore-dei-lavori.html
Timestamp: 2017-07-21 17:21:33+00:00

Document:
Il direttore dei lavori - PDF
Download "Il direttore dei lavori"
1 2 UNIONE EUROPEA Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio Ministero dell Economia e delle Finanze PODIS Progetto Operativo Difesa del Suolo Procedure tecnico-amministrative per la realizzazione di opere di difesa del suolo Il direttore dei lavori3 IL DIRETTORE DEI LAVORI A cura di: Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio Direzione Generale per la Difesa Suolo Progetto Operativo Difesa Suolo Direttore Generale Difesa Suolo Ing. Mauro Luciani Responsabile PODIS Dott.ssa Giusy Lombardi Direttore Operativo PODIS Ing. Felice Buggè REDAZIONE Autori Avv. Cesare Loria Avv. Prof. Matteo Mazzone Modulistica Dott. Andrea Centrella REVISIONE Ing. Chiara Biscarini Ing. Laura Cutaia Avv. Grazia Iannarelli Ing. Renato Patti Dott. Geol. Grazia Varacalli Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio, 2005 I diritti di traduzione, riproduzione e adattamento totale o parziale sono riservati per tutti i Paesi. Nessuna parte di questo volume può essere riprodotta, registrata o trasmessa con qualsiasi mezzo: elettronico, elettrostatico, meccanico, fotografico, magnetico (compresi microfilm, microfiches e copie fotostatiche). Impaginazione: Ideamorphosy S.r.l. - Roma Stampa: AMG Promotion S.r.l. - Roma PODIS Progetto Operativo Difesa Suolo - PON ATAS Mis. 1.2 Via Cristoforo Colombo, Roma4 Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio Il diritto dei lavori pubblici negli ultimi decenni ha formato oggetto di innumerevoli interventi legislativi e regolamentari che gli hanno fatto acquisire una propria autonoma fisionomia nel contesto delle più generali materie del diritto amministrativo e del diritto privato. Tale produzione legislativa si è però non di rado sviluppata in modo disorganico, determinando il lievitare di dubbi e perplessità sia sul piano dell interpretazione dottrinaria sia soprattutto su quello operativo. Il Ministero dell Ambiente, consapevole di questa situazione, nella quale gli operatori del settore sono costretti ad agire tra mille incertezze, ha perciò deciso di realizzare un testo che possa costituire per il direttore dei lavori momento di chiarimento di possibili dubbi e strumento di rapida consultazione pratica. La redazione del volume è stata affidata a due esperti giuristi, gli avvocati Matteo Mazzone e Cesare Loria, noti agli addetti del settore per essere autori di altre numerose ed importanti opere in materia di lavori pubblici. Gli Autori hanno perseguito e raggiunto l obiettivo di coniugare proficuamente un taglio pratico e sintetico con svariati profili di approfondimento interpretativo e spunti di riflessione generalmente oggetto esclusivo di studi accademici. Il testo è corredato da utili schemi di atti e provvedimenti, la cui redazione è stata curata dal dr. Andrea Centrella. Il Ministero si augura di agevolare, con la pubblicazione del presente volume, il corretto espletamento dei vastissimi e delicati compiti che leggi e regolamenti attribuiscono alla competenza del direttore dei lavori in materia di lavori pubblici. IL v. MINISTRO On. Francesco NUCARA5 PREFAZIONE In attuazione dei suoi programmi il Ministero dell Ambiente ha ritenuto utile ed opportuno procedere alla pubblicazione di due volumi (la cui redazione è stata affidata a noti professionisti esperti della materia) concernenti le figure del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori nella realizzazione delle opere pubbliche. Il primo dei due coinvolge l intera materia dei lavori pubblici e perciò anche le fasi della programmazione, della progettazione e delle gare di appalto (che, come è noto, precedono il momento della esecuzione dei lavori), in quanto l attività del responsabile del procedimento si estende in modo assolutamente significativo (facendo assumere allo stesso un ruolo centrale) anche a tali fasi. Il secondo è circoscritto, invece, alla esecuzione dell opera, poichè il direttore dei lavori interviene ed agisce, quale soggetto controllore, soltanto in questa specifica fase. Inevitabilmente, pertanto, la parte dei due testi descrittiva degli aspetti sostanziali e normativi dei vari istituti inerenti alla esecuzione dei lavori (consegna, varianti, tempi, ecc...) ha contenuto sostanzialmente identico, differenziandosi, peraltro, nelle parti relative agli specifici compiti, funzioni, competenze e responsabilità rispettivamente del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori. All ipotesi di unificare l intera materia in un unico testo si è preferita quella di redigere due volumi onde consentire ai soggetti che ricoprono i due distinti ruoli di responsabile del procedimento e di direttore dei lavori di focalizzare, in modo immediato e diretto, profili e problemi di rispettiva competenza, fornendo loro così uno strumento di lavoro pratico ed agile. Nonostante tale taglio pratico e sintetico, gli autori non di rado formulano opinioni e suggerimenti fondati sulla loro conoscenza della giurisprudenza in materia e sulla loro professionale esperienza. È perciò doveroso precisare che del testo, e perciò dei suoi contenuti e delle opinioni in esso espresse, rispondono gli autori avvocati Matteo Mazzone e Cesare Loria, mentre per gli schemi e modelli degli atti, a contenuto meramente orientativo, risponde il redattore dott. Andrea Centrella.6 Indice INDICE Capitolo 1. PROFILI GENERALI DELLA FIGURA DEL DIRETTORE DEI LAVORI I profili generali della figura del direttore dei lavori e dei suoi assistenti Conferimento dell incarico a personale dipendente o a soggetti esterni Rapporti tra direttore dei lavori e responsabile del procedimento Rapporti tra direttore dei lavori e direttore tecnico di cantiere dell appaltatore. Limiti ai poteri di ingerenza dell ente appaltante I doveri di collaborazione nell esecuzione dell opera del direttore dei lavori e degli altri organi dell ente appaltante I doveri di collaborazione dell appaltatore col direttore dei lavori La responsabilità del direttore dei lavori. 8 Capitolo 2. LA CONSEGNA DEI LAVORI L inizio dei lavori a seguito della loro consegna all appaltatore Il caso della non avvenuta consegna nei termini per colpa dell appaltatore. Facoltà dell amministrazione di risolvere il contratto Il caso della non avvenuta consegna nei termini per colpa dell amministrazione. La facoltà di recesso dell appaltatore La consegna dei lavori in via d urgenza La consegna dei lavori frazionata Compiti del direttore dei lavori. 18 Capitolo 3. CONTABILITÀ E PAGAMENTI Appalti a corpo e appalti a misura La contabilità dei lavori. Gli atti contabili come atti pubblici I singoli documenti contabili. 21 I7 Indice Il giornale dei lavori Il libretto delle misure Le liste settimanali Il registro di contabilità Sommario del registro di contabilità Lo stato di avanzamento dei lavori ed il relativo certificato di pagamento Il conto finale e la relativa relazione La contabilità provvisoria I pagamenti all appaltatore L anticipazione sul corrispettivo dell appalto Gli interessi per i ritardi nei pagamenti Il premio per l anticipato completamento dell opera Il pagamento di stipendi e contributi Compiti del direttore dei lavori. 33 Capitolo 4. INDENNIZZABILITÀ DEI DANNI AI LAVORI DETERMINATI DA CAUSE DI FORZA MAGGIORE_ Nozione e contenuto dei danni derivanti da cause di forza maggiore I danni indennizzabili ed i presupposti per il loro ristoro La perizia, l impegno di spesa e i tempi contrattuali Compiti del direttore dei lavori. 43 Capitolo 5. LE VARIAZIONI IN CORSO D OPERA 45 II 5.1 Le varianti non autorizzate Le varianti non autorizzate ma indispensabili alla corretta esecuzione dell opera Casi di ammissibilità delle varianti La forza maggiore determinante varianti Le varianti migliorative Le variazioni dovute ad errori progettuali Le varianti di dettaglio. 538 5.8 Le varianti su proposta dell appaltatore determinanti economie._ L imprevisto geologico come fatto non producente varianti ma soltanto il diritto dell appaltatore a nuovi prezzi o ad un equo compenso Limiti al potere dell amministrazione di imporre variazioni all appaltatore Compiti del direttore dei lavori. 62 Indice Capitolo 6. TERMINE DI ESECUZIONE, PENALI, PROROGHE ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI Il termine di esecuzione, il cronoprogramma ed il programma esecutivo dei lavori La penale per i ritardi imputabili all appaltatore Le proroghe L ultimazione dei lavori Compiti del direttore dei lavori. 68 Capitolo 7. LE SOSPENSIONI DEI LAVORI Profili generali della sospensione dei lavori Le sospensioni legittime dipendenti da forza maggiore. Casi in cui si tramutano in illegittime Le sospensioni legittime per motivi di pubblico interesse Le sospensioni illegittime Le sospensioni parziali dei lavori Compiti del direttore dei lavori. 77 Capitolo 8. RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SU INIZIATIVA DELL AMMINISTRAZIONE Il recesso dell amministrazione dal contratto La risoluzione per colpa dell appaltatore La risoluzione per grave inadempimento La risoluzione per ritardi. 84 III9 Indice La risoluzione a seguito dell applicazione di misure di prevenzione o di sentenze penali Adempimenti conseguenti alla risoluzione del contratto Compiti del direttore dei lavori. 86 Capitolo 9. LE RISERVE DELL APPALTATORE Disciplina generale delle riserve. Le decadenze a carico dell appaltatore Il contenuto necessario delle domande dell appaltatore Formulazione di riserve sul conto finale, sul certificato di ultimazione e sul certificato di collaudo La risoluzione delle riserve mediante accordo bonario sia in corso d opera, sia al termine dei lavori. Termini per impugnare Dissensi tecnici in corso d opera tra direttore dei lavori ed appaltatore Compiti del direttore dei lavori. 100 Capitolo 10. LE OPERAZIONI DI COLLAUDO I profili generali del collaudo Il collaudo in corso d opera La figura del collaudatore Le pubblicazioni degli avvisi ai creditori dell appaltatore Atti preordinati all inizio delle operazioni di collaudo. Tempestività delle operazioni di competenza del direttore lavori e del responsabile del procedimento Verbale di visita, relazione e certificato di collaudo L approvazione del collaudo Provvisorietà e definitività del collaudo Casi in cui è ammesso il certificato di regolare esecuzione La consegna anticipata dell opera Compiti del direttore dei lavori. 115 IV10 Allegati 117 Profili generali della figura del direttore dei lavori 119 La cosegna dei lavori 125 Contabilità e pagamenti 137 Indennizzabilità dei danni ai lavori determinati da cause di forza maggiore 149 Le variazioni in corso d opera 153 Termine di esecuzione, penali, proroghe ed ultimazione dei lavori 161 Le sospensioni dei lavori 173 Recesso e risoluzione del contratto su iniziativa dell amministrazione 177 Le riserve dell appaltatore 189 Le operazioni di collaudo 199 Indice V11 Capitolo 1. PROFILI GENERALI DELLA FIGURA DEL DIRETTORE DEI LAVORI Profili generali della figura del direttore dei lavori e dei suoi assistenti Conferimento dell incarico a personale dipendente o a soggetti esterni Rapporti tra direttore dei lavori e responsabile del procedimento Rapporti tra direttore dei lavori e direttore tecnico di cantiere dell appaltatore. Limiti ai poteri di ingerenza dell ente appaltante I doveri di collaborazione nell esecuzione dell opera del direttore dei lavori e degli altri organi dell ente appaltante I doveri di collaborazione dell appaltatore La responsabilità del direttore dei lavori. 1.1 I PROFILI GENERALI DELLA FIGURA DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DEI SUOI ASSISTENTI. L ente appaltante espleta il controllo sulla corretta esecuzione dei lavori tramite la sua direzione lavori, costituita dal direttore dei lavori e dai suoi assistenti, distinti, come si vedrà, in direttori operativi ed ispettori di cantiere. I compiti specifici del direttore dei lavori sono ben circoscritti in quanto individuabili in tre precisi ambiti; egli, in particolare, deve: - controllare che i lavori siano eseguiti a regola d arte secondo i canoni della tecnica delle costruzioni; - controllare che i lavori siano eseguiti in totale conformità al progetto ed alle condizioni del contratto (art. 124, co. 1 reg.); - procedere all accettazione dei materiali forniti dall appaltatore, i quali devono essere rispondenti alle prescrizioni del contratto ed all esigenza di non pregiudicare la qualità e funzionalità dell opera (art. 124, co. 3, reg.). Va notato che il direttore dei lavori non deve necessariamente essere presente a tempo pieno sul luogo dei lavori, ma deve comunque essere presente con l assiduità richiesta dall entità e difficoltà dei compiti cui deve assolvere in rapporto all entità e delicatezza dei lavori. L ente appaltante ha facoltà (e non l obbligo) di nominare gli assistenti del direttore dei lavori con funzioni o di direttori operativi o di ispettore di cantiere, i cui compiti sono rispettivamente indicati agli artt. 125 e 126 reg. I primi sono sostituti a tutti gli effetti del direttore dei lavori, in quanto lo coadiuvano nell eliminare le cause che possano determinare una esecuzione dei lavori non corretta o non conforme al progetto; i secondi svolgono funzioni più specifiche poiché, tra l altro, provvedono alla predisposizione degli atti contabili ed al minuzioso controllo sulla regolare esecuzione perché questa avvenga conformemente a tutti i 112 Capitolo 1. disegni del progetto ed alle specifiche tecniche del contratto. Per il puntuale espletamento di queste funzioni gli ispettori debbono assicurare la loro presenza in cantiere a tempo pieno. Allorché pertanto non siano nominati né direttori operativi né ispettori di cantiere, vi è l obbligo del direttore dei lavori di assicurare la presenza continua in cantiere onde assolvere alle funzioni che tale presenza richiedono, quali, appunto, la redazione della contabilità dei lavori ed il minuzioso controllo sulla conformità dell esecuzione rispetto al progetto. Il direttore di lavori per gli atti compiuti nell esercizio delle sue funzioni non risponde direttamente nei confronti dell appaltatore; egli è organo dell amministrazione, ed in quanto tale i suoi atti sono riferibili a questa che perciò è responsabile nei confronti dell appaltatore. Peraltro, l amministrazione, per i comportamenti negligenti del direttore dei lavori che abbiano determinato danni all appaltatore o a terzi e di cui questi le chiedano ristoro, ha azione di regresso nei confronti del direttore dei lavori secondo i principi generali del diritto civile CONFERIMENTO DELL INCARICO A PERSONALE DIPENDENTE O A SOGGETTI ESTERNI. I compiti di direttore dei lavori sono svolti da funzionari dell amministrazione ovvero da soggetti esterni indicati all art. 17, co. 1, della legge. L amministrazione deve privilegiare l attribuzione di tali funzioni ai propri dipendenti e può attribuirle all esterno soltanto in caso di carenza di organico ovvero in presenza di una mole di lavoro sproporzionata rispetto alle potenzialità dell organico stesso ovvero ancora nel caso di lavori di speciale complessità (art. 27, co. 2, della legge). La sussistenza di tali situazioni, legittimanti l incarico a soggetti esterni, deve essere accertata dal responsabile del procedimento ai sensi dell art. 8, co. 1, lett. l, reg. Ove ricorrano tali situazioni, l affidamento segue regole diverse a seconda che il valore del corrispettivo per l incarico della direzione lavori sia inferiore o superiore a Nel primo caso è possibile che l amministrazione proceda all affidamento diretto a professionista di sua fiducia (o a società di professionisti o di ingegneria), ma ha l obbligo di dovere congruamente motivare la scelta sulla base della necessaria correlazione tra l esperienza e capacità professionale del soggetto prescelto e la tipologia dei lavori da dirigere. Per l affidamento, invece, a soggetti esterni degli incarichi di direzione lavori il cui corrispettivo sia superiore a , l ente appaltante deve esperire una procedura di gara pubblica secondo le disposizioni di cui agli articoli da 62 a 70 reg. Va poi notato che, in base all art. 17, co. 4, della legge, anche la redazione della progettazione può essere affidata all esterno soltanto in quei casi particolari che devono essere certificati dal responsabile del procedimento (urgenza, lavori di speciale Profili generali della figura del direttore dei lavori complessità, lavori richiedenti una pluralità di competenze). Qualora l amministrazione si avvalga di tale possibilità e decida di affidare a soggetti esterni la progettazione, viene in rilievo la disposizione di cui al successivo co. 14, dalla cui attenta lettura si ricava che in tal caso: a) l amministrazione può decidere di affidare ad un proprio dipendente la direzione dei lavori relativa ad una progettazione redatta da un soggetto esterno; b) qualora invece anche la direzione dei lavori debba essere affidata ad un professionista esterno, gli incarichi per la progettazione e direzione dei lavori vanno unificati ed affidati con unica gara, il cui importo stimato, ai fini di determinare la disciplina applicabile ai sensi dei co. 11 e 12 dello stesso art. 17 della legge, è costituita dal corrispettivo globale per progettazione e direzione lavori. 1.3 RAPPORTI TRA DIRETTORE DEI LAVORI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. E necessario chiarire che nella conduzione dell appalto, rispetto al direttore dei lavori, è preminente la figura del responsabile del procedimento poiché a lui fanno capo tutte le decisioni più importanti attinenti sia allo svolgimento fisiologico del rapporto, sia agli aspetti patologici. Il responsabile del procedimento infatti impartisce al direttore dei lavori tutte le istruzioni necessarie a garantire la regolarità dei lavori stessi (art. 128, co. 2, reg.); inoltre esercita poteri di impulso e controllo sull operato dell appaltatore dando allo stesso le disposizioni ed istruzioni necessarie attraverso lo strumento dell ordine di servizio. La disciplina prevede che il responsabile del procedimento trasmetta l ordine di servizio al direttore dei lavori, il quale a sua volta lo formula all appaltatore. La paternità dell ordine di servizio nei confronti dell appaltatore appartiene al responsabile del procedimento, anche se in pratica è inevitabile che tale iniziativa sia assunta su impulso o a seguito di informazioni da parte del direttore dei lavori. Vi è da chiedersi cosa accada qualora il responsabile del procedimento impartisca un ordine di servizio che il direttore dei lavori ritenga errato in quanto possa compromettere la corretta esecuzione dell opera. Il direttore dei lavori in tal caso per essere esonerato da responsabilità deve comunicare il suo dissenso al responsabile del procedimento, con la conseguenza che, se questi nonostante detto dissenso mantenga ferma la sua posizione, il direttore dei lavori è tenuto ad uniformarvisi. Qualora, però, dall ordine possano derivare danni a persone o a cose, il direttore dei lavori deve rifiutarne comunque l esecuzione, poiché il semplice dissenso non lo esonererebbe in tal caso dalle responsabilità penali e risarcitorie. Nulla dice il regolamento circa la possibilità per il direttore dei lavori di impartire, in situazioni di urgenza, ordini di servizio all appaltatore autonomamente, e cioè senza la preventiva iniziativa del responsabile del procedimento. Al problema è da ritenere 313 Capitolo 1. debba darsi risposta affermativa nell ottica della finalità precipua di garantire la corretta esecuzione dei lavori ed evitare danni a persone ed a cose, salvo l obbligo per il direttore dei lavori di sottoporre l ordine di servizio alla ratifica del responsabile del procedimento non appena possibile. Anche relativamente agli aspetti patologici dell appalto, e cioè a quelli che possono determinare situazioni di contenzioso con l appaltatore o modifiche al progetto appaltato, i compiti del responsabile del procedimento sono assolutamente preminenti rispetto a quelli del direttore dei lavori. Egli, infatti, per esempio, tra l altro, approva le varianti che non comportano aumento di spesa e che non alterano l essenzialità dell opera, verifica i presupposti per le altre varianti, applica le penali per i ritardi, propone la risoluzione del contratto, propone la conclusione dell accordo bonario, ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse, approva i nuovi prezzi che non comportano maggiori spese e propone all amministrazione l approvazione di quelli che danno luogo a maggiori spese, decide i dissensi tecnici tra appaltatore e direttore dei lavori, redige la relazione riservata sulle riserve dell appaltatore, ecc. In definitiva, la responsabilità in termini generali della corretta esecuzione dell opera è del responsabile del procedimento, del quale il direttore dei lavori può essere considerato il braccio operativo sotto il profilo degli adempimento tecnici. Ciò vuol dire che il direttore dei lavori: - deve immediatamente riferire al responsabile del procedimento qualsiasi circostanza idonea ad incidere negativamente sui lavori perché egli possa dare tempestivamente i necessari ordini di servizio; - deve costantemente verificare che l esecuzione dei lavori avvenga in assoluta aderenza al progetto appaltato e secondo le regole dell ingegneria; - deve valutare meticolosamente la bontà dei materiali introdotti dall appaltatore in cantiere prima di autorizzarne la messa in opera. 1.4 RAPPORTI TRA DIRETTORE DEI LAVORI E DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE DELL APPALTATORE. LIMITI AI POTERI DI INGERENZA DELL ENTE APPALTANTE. L appaltatore procede all esecuzione dei lavori affidandone la responsabilità ad un proprio direttore tecnico il quale espleta una complessa attività che coinvolge compiti e decisioni di ordine tecnico sulle modalità con cui eseguire i lavori, ma anche di ordine organizzativo per tutto ciò che attiene all approntamento del cantiere e dei mezzi d opera, all assunzione e all impiego di personale, all organizzazione degli uffici di cantiere, all approvvigionamento dei materiali, ecc. La direzione tecnica dell appaltatore riguarda, perciò, tutte le iniziative e decisioni necessarie per eseguire i lavori. La direzione dei lavori dell amministrazione riguarda, invece, le funzioni di controllo sull operato dell impresa esecutrice. 4 Profili generali della figura del direttore dei lavori Generalmente la direzione tecnica viene dall appaltatore affidata al proprio direttore tecnico; in tal caso non è necessario che egli rilasci apposito mandato, essendo il direttore tecnico istituzionalmente l organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico - organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori (art. 26, co. 1, del DPR 34/2000). L appaltatore può affidare la conduzione tecnica dei lavori ad altro soggetto, il quale sia fornito degli stessi requisiti che il DPR 34/2000 stabilisce perché un soggetto possa essere direttore tecnico di un impresa. In questa ipotesi l ente appaltante, prima di autorizzare l affidamento da parte dell appaltatore della conduzione dei lavori ad altro soggetto, deve verificare la sussistenza in capo a questo dei requisiti tecnici e morali previsti dall art. 26 del DPR 34/2000. Una volta ottenuta l autorizzazione, l appaltatore deve conferire mandato al soggetto prescelto mediante atto pubblico, nel quale generalmente vengono enumerati, a titolo esemplificativo, tutti i poteri più importanti del direttore tecnico (art. 4, co. 2, CGA). Il direttore tecnico dell impresa sia nel caso in cui è lo stesso appaltatore, sia nel caso in cui è il direttore tecnico dell appaltatore, sia nel caso in cui è un rappresentante è tenuto ad assicurare la sua presenza sul luogo dei lavori (art. 4, co. 3, CGA) con una continuità idonea a garantire il corretto e tempestivo adempimento a tutte le operazioni finalizzate sia all esecuzione dei lavori, sia alla tutela dei lavoratori, sia al puntuale rispetto di tutte le disposizioni tecniche ed amministrative vigenti. L inadempimento a tale obbligo da parte del direttore tecnico determina il diritto dell amministrazione di chiedere all appaltatore la sua sostituzione. L amministrazione, infatti, può esigere in generale il cambiamento del direttore tecnico qualora ricorrano gravi motivi; in tal caso, deve darne motivata comunicazione all appaltatore (art. 4, co. 4, e art. 6, co. 5, CGA). Va sottolineato che l appaltatore è direttamente responsabile nei confronti dell ente appaltante degli atti illegittimi del suo direttore tecnico sia in base alla previsione dell art. 4, co. 1, CGA, sia in base al principio dell art cod. civ., secondo cui chi nell adempimento delle obbligazioni si avvale dell opera di un terzo risponde anche del fatto colposo o doloso dello stesso. Naturalmente, l appaltatore ha azione di regresso nei confronti del suo direttore tecnico negligente. Per i danni arrecati a terzi a causa di atti del direttore tecnico di cantiere risponde l appaltatore a titolo di responsabilità extracontrattuale, per il principio di cui all art cod. civ., secondo il quale i committenti sono responsabili dei danni arrecati dai fatti illeciti dei loro commessi. Va però considerato che con la responsabilità dell appaltatore può concorrere quella dell amministrazione qualora il primo dimostri di essere stato indotto nel comportamento colposo (del proprio direttore tecnico) da direttive o altri fatti (es. errore progettuale) riconducibili alla seconda. In base a quanto si è sin qui detto, l amministrazione tramite i suoi organi (e cioè il responsabile del procedimento ed il direttore dei lavori) non svolge soltanto compiti di controllo ma, attraverso lo strumento dell ordine di servizio, esercita poteri di ingerenza attraverso disposizioni all appaltatore in ordine all esecuzione dei lavori. 514 Capitolo 1. Tali poteri di ingerenza dell amministrazione non sono però illimitati, perché se così fosse annullerebbero l autonomia dell appaltatore circa le scelte tecniche ed organizzative per eseguire i lavori nel modo più corretto, ma anche più economico. La questione dei limiti del potere di ingerenza dell amministrazione presenta perciò profili delicati, perché un ingerenza eccessivamente penetrante che invadesse la sfera di autonomia dell appaltatore provocandogli pregiudizi legittimerebbe quest ultimo a chiedere all ente appaltante il ristoro dei maggiori oneri sopportati. Il criterio per delineare concretamente i confini del potere di ingerenza dell amministrazione è quello secondo cui essa può attuare legittimamente i suoi poteri dispositivi soltanto nei limiti in cui essi si rendano necessari ad assicurare la conformità dell opera al progetto e la sua corretta esecuzione. In altri termini, perché l ingerenza sia legittima è necessario che il direttore dei lavori (ed eventualmente il responsabile del procedimento) sia in grado di rappresentare un nesso di causalità diretta tra il potere esercitato e la finalità di realizzare l opera correttamente e conformemente al progetto, nel senso cioè che senza l esercizio di quel potere l opera risulterebbe viziata o difforme dalle previsioni progettuali. Si pensi all appaltatore che utilizza una metodologia costruttiva inadeguata (per es. nello scavo in galleria); in tal caso il direttore dei lavori (di concerto col responsabile del procedimento) può legittimamente disporre la modifica di quella metodologia se è in grado di stabilire che essa determinerebbe vizi all opera o inconvenienti di altro genere (es. pericoli alle maestranze). In assenza di tale presupposto, il potere di ingerenza, se esercitato, può presentare seri profili di illegittimità I DOVERI DI COLLABORAZIONE NELL ESECUZIONE DELL OPERA DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DEGLI ALTRI ORGANI DELL ENTE APPALTANTE. Nell esecuzione del contratto di appalto il pagamento del corrispettivo all appaltatore non è l unico obbligo dell amministrazione. Infatti, poiché il contratto deve essere eseguito secondo correttezza e buona fede (artt e 1375 cod. civ.), la non eseguibilità del progetto, la mancanza delle istruzioni necessarie, il ritardo nel collaudo, ecc. costituiscono veri e propri inadempimenti contrattuali da parte dell amministrazione, in quanto il contratto presuppone l obbligo del committente di porre in essere le attività di sua competenza per la corretta tempestiva esecuzione dei lavori. La direzione lavori è perciò tenuta ad attuare tempestivamente quanto risulti necessario all avvio ed al completamento dell opera nei tempi preventivati. In generale, all inizio dei lavori l amministrazione ha l obbligo di assicurare all appaltatore la libera disponibilità delle aree; nel corso dell esecuzione deve approvare tempestivamente le varianti necessarie alla prosecuzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione deve procedere tempestivamente al collaudo onde liberare l appaltatore dall obbligo di custodire e manutenere l opera. Profili generali della figura del direttore dei lavori Nei casi di mancata collaborazione (es. ritardo nell approvazione di una variante necessaria), se l appaltatore intima all amministrazione di compiere gli atti di sua competenza necessari a rendere possibile (art cod. civ.) l esecuzione di lavori, si verificano gli effetti tipici (art cod. civ.) della mora del creditore e cioè: - l esonero da responsabilità per il ritardo dell appaltatore, il quale inoltre ha diritto ad un termine suppletivo; - il diritto dell appaltatore al risarcimento dei danni subiti (es. per il fermo del cantiere). Infine, se l atto di mancata cooperazione non ha scarsa importanza (art cod. civ.), ma ha incidenza rilevante sul contratto, l appaltatore può chiederne al giudice la risoluzione per inadempimento dell amministrazione ovvero provocarla di diritto (e cioè prescindere dall intervento del giudice) a seguito di diffida ad adempiere (art cod. civ.) con la quale assegna all amministrazione un congruo termine per effettuare la cooperazione richiesta; decorso inutilmente detto termine, il contratto è risolto, appunto, di diritto e l appaltatore può pretendere il risarcimento dei danni. 1.6 I DOVERI DI COLLABORAZIONE DELL APPALTATORE COL DIRETTORE DEI LAVORI. L appaltatore non è un mero esecutore materiale delle disposizioni della direzione lavori, ma un esecutore altamente qualificato sia per l elevato grado di specializzazione tecnica che l attività che esercita richiede, sia perché presupposto perché egli possa essere titolare del contratto è il possesso da parte dello stesso di rilevanti requisiti di idoneità tecnica (in sostanza, quelli per ottenere la qualificazione SOA secondo il DPR 34/2000). In tale sua veste di esecutore qualificato, l appaltatore è tenuto a segnalare all amministrazione qualsiasi fatto idoneo a determinare vizi all opera e che egli possa rilevare con la media diligenza professionale richiesta all imprenditore del suo ramo di attività. Tali conclusioni discendono dal principio civilistico secondo cui nell adempimento dell obbligazione è richiesta la diligenza professionale rapportata alla natura dell attività esercitata (art. 1176, co. 2, cod. civ.), sicché l obbligato (nel nostro caso l appaltatore) ha l obbligo giuridico di rilevare e segnalare alla controparte qualsiasi circostanza idonea a compromettere il risultato pattuito (la corretta esecuzione dell opera). Tale obbligo dell appaltatore di segnalazione concerne qualsiasi circostanza idonea ad incidere negativamente sulla corretta riuscita dell opera e perciò anche quelle riconducibili ad errori o inadempienze dell amministrazione committente. Egli è perciò tenuto a segnalare con immediatezza al direttore dei lavori: a) errori progettuali; b) errori negli ordini di servizio; 715 Capitolo 1. c) l inidoneità dei materiali eventualmente forniti dall amministrazione. Ove l appaltatore non segnali tempestivamente tali circostanze ed esse determinino successivamente vizi all opera, di questi egli sarà corresponsabile, ancorché riconducibili ad errori del committente. In altri termini, la corresponsabilità dell amministrazione deriva dal suo errore e quella, concorrente, dell appaltatore dall omesso accertamento e segnalazione di quell errore. L appaltatore, dunque, per non incorrere in corresponsabilità deve vigilare diligentemente onde rilevare fatti dell amministrazione che possano pregiudicare la buona riuscita dell opera. Se egli procede ad effettuare tale segnalazione (per iscritto) e nonostante ciò l amministrazione, ritenendola infondata, confermi le sue decisioni, l appaltatore resta esonerato da responsabilità per vizi dell opera che quei fatti possono determinare, assumendo così, soltanto in questa specifica ipotesi, veste di nudus minister e cioè non di esecutore qualificato ma di mero esecutore di decisioni del committente. Vi è però un caso in cui neppure l avvenuta segnalazione da parte dell appaltatore alla direzione lavori lo esonera da responsabilità: si tratta delle circostanze che possono provocare danni a terzi. Infatti, se dalle circostanze riconducibili all amministrazione di cui si è detto (errore del progetto, errore dell ordine di servizio, inadeguatezza dei materiali forniti dall amministrazione) possano derivare danni a terzi o conseguenze di carattere penale, l appaltatore, nonostante la sua segnalazione, non è esonerato da responsabilità e di conseguenza non ha altra via che quella di rifiutare la prosecuzione dei lavori. In questo caso, qualora nasca dissenso con l amministrazione e le due parti non pervengano ad una soluzione transattiva della vicenda, non potrà essere che l autorità giurisdizionale, investita della questione su iniziativa di uno dei due contraenti, a stabilire chi di essi sia nel giusto. 1.7 LA RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI. La responsabilità del direttore dei lavori è disciplinata dall art cod. civ. che gli impone di usare, nella sua attività, la diligenza del buon padre di famiglia, valutata, peraltro, con un certo rigore, perché commisurata alla natura dell attività professionale tecnica, richiedente di per sé particolari competenza ed attenzione; ne consegue che egli di regola risponde anche per colpa lieve. Peraltro, se nel caso specifico l attività del direttore dei lavori comporti la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, trova attuazione la disposizione dell art cod. civ. secondo cui egli, in tal caso, è tenuto al risarcimento dei danni soltanto se il suo comportamento sia derivato da dolo o da colpa grave; è però da notare che, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, l onere di provare che si trattava di problemi tecnici di particolare difficoltà incombe allo stesso direttore dei lavori. Occorre notare che, secondo indirizzo pacifico in giurisprudenza, l obbligazione del direttore dei lavori costituisce, di regola, una obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto ha ad oggetto la prestazione di una ben specifica attività intellettuale ma non 8 Profili generali della figura del direttore dei lavori il risultato materiale concreto della perfetta realizzazione dell opera; il direttore dei lavori quindi, come si è detto ai paragrafi che precedono, è tenuto: a) ad assicurare la piena conformità della progressiva realizzazione dell opera al progetto appaltato nonché alle regole della tecnica delle costruzioni; b) a verificare che i materiali che l appaltatore introduce in cantiere, per poi porli in opera, siano idonei e corrispondenti alle caratteristiche richieste in contratto; c) a riferire immediatamente al responsabile del procedimento (e comunque all amministrazione committente) qualsiasi circostanza che possa influire sulla corretta esecuzione dell opera onde consentire l immediata assunzione delle misure necessarie. Naturalmente, nell eventualità di danni a terzi, il direttore dei lavori, nei limiti in cui poteva percepire tale futura evenienza, è tenuto a vietare l attività dannosa ed in caso contrario è responsabile in solido con il progettista e con l impresa. Il direttore dei lavori, in quanto ausiliario del committente, ne assume la rappresentanza limitatamente alla materia strettamente tecnica ma senza alcun potere negoziale; le sue disposizioni sono perciò vincolanti per l appaltatore soltanto se contenute in tale ambito tecnico (es. le modalità di eseguire uno scavo), mentre sono prive di tale valore se invadono campi di competenza dell ente appaltante, quale per es. quello di disporre variazioni all opera. Su tali presupposti egli è perciò pienamente responsabile per le conseguenze della esecuzione di opere extracontrattuali da lui ordinate all impresa o di cui, comunque, abbia tollerato l esecuzione. Come si è detto, il direttore dei lavori, di regola, non è tenuto ad essere presente in tutte le fasi di esecuzione dell opera ed a controllare di persona tutte le attività dei suoi assistenti e dell impresa. Tuttavia egli ha la responsabilità primaria tecnica dell opera, dell impostazione generale del cantiere e dei tempi di esecuzione. E tenuto perciò alla sorveglianza almeno periodica sui lavori nonché ad accertarsi che i suoi ordini e le sue istruzioni siano fedelmente eseguiti; ne consegue che egli è in ogni caso direttamente responsabile dei danni provocati dalla non corretta o infedele esecuzione delle sue disposizioni. In ordine all accertamento della responsabilità civile del direttore dei lavori libero professionista per i danni che col suo comportamento negligente abbia arrecato all amministrazione, viene sovente affermata la competenza giurisdizionale della Corte dei Conti nel presupposto, difficilmente contestabile, che egli, pur non appartenendo istituzionalmente all apparato amministrativo, svolge un temporaneo esercizio di funzioni pubblicistiche in nome e nell interesse della pubblica amministrazione. I casi nei quali in giurisprudenza è stata ritenuta sussistente la responsabilità civile del direttore dei lavori sono numerosi, per cui ci limitiamo ad enunciare di seguito quelli di maggiore significatività e di più frequente ricorrenza: a) l esecuzione di una variante al progetto senza la preventiva approvazione di una regolare perizia da parte dell organo competente dell amministrazione; 916 Capitolo 1. b) maturazione di interessi legali e moratori conseguenti alla ritardata emissione degli stati di avanzamento lavori che abbiano determinato ritardi nei pagamenti all appaltatore; c) esecuzione di un opera senza concessione edilizia (nei casi in cui è richiesta) o in violazione delle distanze legali; d) tenuta disordinata e non tempestiva del registro di contabilità ed omissione della iscrizione nello stesso delle proprie controdeduzioni alle riserve formulate dall appaltatore; e) ritardata redazione del conto finale dei lavori con conseguente ritardo nell emissione del certificato di collaudo da parte del collaudatore; f) mancata iniziativa per l applicazione della penale in caso di ritardo colpevole dell impresa nell ultimazione dei lavori; g) prescrizioni date all appaltatore al di fuori dei patti contrattuali che abbiano ad effetto prestazioni non previste o comunque esorbitanti dal contratto; h) omessa o inesatta attestazione di cui all art. 71, co. 1, reg., preliminare all avvio della procedura di gara, concernente l accessibilità delle aree, l assenza di impedimenti alla realizzazione dell opera e l eseguibilità del progetto da appaltare. 10 Capitolo 2. LA CONSEGNA DEI LAVORI L inizio dei lavori a seguito della loro consegna all appaltatore Il caso della non avvenuta consegna nei termini per colpa dell appaltatore. Facoltà dell amministrazione di risolvere il contratto Il caso della non avvenuta consegna nei termini per colpa dell amministrazione. La facoltà di recesso dell appaltatore La consegna dei lavori in via d urgenza La consegna dei lavori frazionata Compiti del direttore dei lavori. 2.1 L INIZIO DEI LAVORI A SEGUITO DELLA LORO CONSEGNA ALL APPALTATORE. L esecuzione del contratto ha inizio con la consegna dei lavori ; con essa l ente committente immette l appaltatore nel possesso delle aree o dei beni immobili sui quali devono essere eseguiti gli interventi appaltati. A seguito dell immissione nel possesso dell area, l appaltatore, sotto la sorveglianza del direttore dei lavori, esegue il tracciamento dei lavori, e cioè l individuazione dei siti interessati sulla base dei disegni di progetto, apponendovi picchetti, capisaldi, sagome, termini, ecc. idonei a delimitarne forme e dimensioni (art. 129, co. 3 e 5, reg.). La competenza a disporre la consegna dei lavori appartiene al responsabile del procedimento, il quale deve autorizzare il direttore dei lavori a provvedervi (art. 129, co. 1, reg.). Il termine stabilito per la consegna è per le amministrazioni statali di 45 giorni dalla registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto o, quando questa non sia richiesta, di 45 giorni dall approvazione del contratto da parte dell organo competente. Per gli altri enti appaltanti la consegna deve invece aver luogo entro 45 giorni dalla data della stipula del contratto (art. 129, co. 2, reg.). Della consegna dei lavori deve essere redatto, a cura del direttore dei lavori, apposito verbale in contraddittorio con l appaltatore, al quale il primo deve comunicare con ragionevole anticipo giorno, ora e luogo in cui saranno effettuate le relative operazioni (art. 129, co. 3 e 5, reg.); esso deve contenere l indicazione delle operazioni eseguite, quali l immissione dell appaltatore nel possesso delle aree, i tracciamenti, i collocamenti di picchetti, sagome e capisaldi, l indicazione di eventuali cave, locali o mezzi d opera messi a disposizione dall amministrazione per l esecuzione dei lavori. In sede di consegna dei lavori, inoltre, deve essere fornito all appaltatore ogni ulteriore elaborato tecnico (disegni, piani quotati, ecc.) che ad integrazione del progetto si rendesse necessario ai fini dell esecuzione dell opera. Dalla data della consegna inizia a decorrere il termine contrattualmente stabilito per l ultimazione dei lavori (art. 129, co. 6, reg.). 1117 Capitolo 2. Le operazioni di consegna devono essere effettuate continuativamente ed esaurirsi nello stesso giorno in cui sono state iniziate. Può però accadere che, per l estensione delle aree, non sia possibile completare la consegna in un unico contesto ed occorra procedervi a più riprese. In tal caso (definibile consegna continuata), pur avvenendo le diverse operazioni in giorni diversi e in più luoghi, di esse deve essere dato atto in un unico verbale contenente la specifica indicazione delle singole operazioni svolte e relative date (art. 130, co. 2, reg.). È evidente che nel caso stesso il termine di ultimazione decorre dalla data del completamento delle operazioni di consegna, conformemente al principio secondo cui il termine può iniziare a decorrere dalla piena disponibilità delle aree. Il completamento delle operazioni di consegna deve avvenire entro il termine generale stabilito per la consegna dei lavori (45 giorni dal contratto o dall approvazione di esso o dalla registrazione presso la Corte dei Conti); ove ciò non avvenga si determina l ipotesi di mancata consegna per colpa dell amministrazione (salve ovviamente cause di forza maggiore) con le conseguenze di cui all art. 129, co. 8, reg. (possibilità di recesso per l appaltatore), di cui si tratterà al paragrafo 3. Il verbale deve contenere la dichiarazione che l area è libera da persone e cose, e che la situazione della stessa è tale da non impedire l avvio e la prosecuzione dei lavori. Poiché il verbale deve essere sottoscritto sia dal direttore dei lavori che dall appaltatore, la predetta dichiarazione di eseguibilità dei lavori va attribuita anche a quest ultimo. Ove l appaltatore in difformità dall avviso del direttore dei lavori non ritenga sussistere tutti i presupposti per la piena eseguibilità dei lavori, ha titolo per rifiutare in toto la consegna dei lavori se l impedimento precluda in tutto o in parte significativa l esecuzione, ovvero può inserire nel verbale sua specifica dichiarazione circa gli impedimenti ravvisati nel caso in cui questi, pur consentendo l avvio dei lavori, ne limitino in qualche modo la piena esecuzione. Nel primo caso, il legittimo rifiuto di ricevere la consegna dei lavori comporta le stesse conseguenze di cui in seguito si dirà a proposito della ritardata consegna dei lavori per colpa dell amministrazione (possibilità di recesso per l appaltatore); nel secondo caso, la consegna dei lavori ha piena efficacia, ma l appaltatore ha diritto ad un termine suppletivo per l esecuzione dell opera corrispondente al ritardo prodotto dall impedimento, nonché al risarcimento dei danni da ridotta produzione (non c è dubbio infatti che, a parità di corrispettivo, costituisce un danno, per es. tenere impegnato un macchinario o un operaio o pagare premi assicurativi per un tempo maggiore di quello contrattualmente stabilito). Il diritto al ristoro dei danni derivanti dalla difformità tra lo stato dei luoghi ed il progetto è subordinato, a pena di decadenza, ad iscrizione nel verbale di consegna dei lavori di apposita domanda (in gergo, riserva) dell appaltatore, da formulare nei termini e con le modalità stabilite, relativamente alla disciplina generale sulle riserve, dall art. 165 reg. In base a questa norma la riserva deve indicare le specifiche ragioni della domanda (causa petendi), nonché le precise 12 La consegna dei lavori cifre di compenso (petitum) cui l appaltatore ritiene di avere diritto. Se la quantificazione del danno non è al momento possibile, l appaltatore eviterà la decadenza indicando nella riserva apposta nel verbale di consegna soltanto le ragioni della sua domanda, sempre che successivamente provveda a quantificare il maggiore onere subito, di cui chiede il ristoro, nel registro di contabilità non appena la determinazione del danno risulti oggettivamente possibile sulla base di criteri di media diligenza. Compito specifico del direttore dei lavori è di verificare, in sede di consegna dei lavori, la conformità, tra lo stato effettivo dei luoghi ed il progetto: qualora ritenga sussistere detta conformità procede alla consegna dei lavori inserendo nel verbale la dichiarazione di eseguibilità di cui si è detto al precedente paragrafo (art. 131, co. 1, reg.). Se invece riscontri differenze, non deve procedere alla consegna, ma deve riferirne al responsabile del procedimento, indicandogli le cause e l importanza delle differenze stesse e proponendo i provvedimenti da adottare (art. 131, co. 2, reg.). Chiaramente, le difformità riscontrate debbono essere tali da precludere in modo significativo l avvio o la successiva prosecuzione dei lavori; sicché una riscontrata difformità tale da impedire solo marginalmente l esecuzione dei lavori non costituisce valida ragione per sospendere la consegna. 2.2 IL CASO DELLA NON AVVENUTA CONSEGNA NEI TERMINI PER COLPA DELL APPALTATORE. FACOLTÀ DELL AMMINISTRAZIONE DI RISOLVERE IL CONTRATTO. L appaltatore ha l obbligo giuridico di intervenire alla consegna dei lavori onde consentire l espletamento di tutte le operazioni che essa comporta (immissione in possesso, tracciamenti, ecc.) nonché il perfezionamento del relativo verbale, il quale deve essere sottoscritto da lui e dal direttore dei lavori. Il mancato intervento dell appaltatore costituisce perciò inadempimento all obbligo giuridico di rendere possibile la consegna dei lavori. Nel caso in cui l appaltatore non si presenti alla consegna dei lavori nel giorno fissatogli dal direttore dei lavori, quest ultimo dovrà comunicargli una nuova data. Se l appaltatore si presenta a tale seconda convocazione la consegna dei lavori ha luogo, ma il termine contrattuale di esecuzione dell opera decorrerà dalla prima data in precedenza fissata per la consegna (art. 129, co. 7, reg.). Qualora invece l appaltatore non si presenta neppure alla seconda convocazione, l amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione (art. 129, co. 7, reg.). In tal caso all amministrazione è riconosciuta la facoltà (e non l obbligo) di risolvere il contratto, e perciò nulla impedisce che essa possa ritenere opportuno tentare convocazioni ulteriori rispetto alla seconda onde evitare l effetto della risoluzione. Può d altronde avvenire che l appaltatore, dopo la seconda inutile convocazione, manifesti la sua volontà di eseguire i lavori e perciò di ricevere la consegna dei lavori. Anche in tal caso, l amministrazione può liberamente apprezzare se accedere alla richiesta dell impresa (per es. perché ritiene plausibili 1318 Capitolo 2. le giustificazioni da essa addotte per la mancata presentazione alle due convocazioni) ovvero se dare luogo alla risoluzione (perché, per es. il comportamento dell appaltatore è stato tale da far venire meno la necessaria fiducia nei suoi confronti). Qualora procede alla risoluzione, l amministrazione incamera la cauzione prestata dall appaltatore a garanzia degli obblighi nascenti dall esecuzione del contratto. In questo caso, alla cauzione viene assegnata funzione analoga a quella della clausola penale (art cod. civ.) perché essa viene incamerata interamente e l amministrazione non ha l onere di provare l effettivo danno conseguito alla risoluzione per colpa dell appaltatore (né, correlativamente, il diritto di richiedere un risarcimento ulteriore rispetto all importo della cauzione). Si tratta dell unico caso in cui la cauzione definitiva ha funzione di clausola penale, visto che in tutti gli altri casi (es. risoluzione per grave negligenza dell appaltatore) essa ha soltanto funzione di garanzia, nel senso che l amministrazione ha l onere di provare il danno realmente subito, con la conseguenza che, ove questo sia maggiore dell importo della cauzione, può pretendere dall appaltatore il risarcimento del danno, e, ove sia inferiore, deve restituirgli la differenza. 2.3 IL CASO DELLA NON AVVENUTA CONSEGNA NEI TERMINI PER COLPA DELL AMMINISTRAZIONE. LA FACOLTÀ DI RECESSO DELL APPALTATORE. Nei casi in cui per negligenza dell amministrazione la consegna dei lavori non venga effettuata entro il prescritto termine di 45 giorni dal contratto, l appaltatore ha facoltà di formulare istanza di recesso dal contratto stesso (art. 129, co. 8, reg.). Dal canto suo, l ente appaltante può accogliere o meno l istanza di recesso. Qualora la accolga (con conseguente scioglimento del contratto), è tenuto a ristorare l appaltatore delle spese da lui sostenute per la stipula del contratto (notarili, di registrazione, diritti vari, ecc.) nonché di tutte le ulteriori spese effettuate in vista dell esecuzione dei lavori e documentate; ulteriori spese che però sono rimborsabili entro i limiti predeterminati dall art. 9, co. 1, CGA (1%, per la quota dell appalto fino a euro; 0,50% per la eccedenza fino a euro; 0,20% per la parte eccedente i euro). Tali ulteriori spese possono essere di vario genere: l appaltatore in vista della consegna dei lavori può avere eseguito studi particolari, consulenze o commissionato materiali, macchinari ed attrezzature. Il diritto al rimborso di tutte le spese sostenute è soggetto al termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di accoglimento dell istanza di recesso (art. 9, co. 4, CGA): l appaltatore, entro tale termine, ha l onere se vuole evitare la decadenza di inoltrare all amministrazione richiesta di pagamento delle spese sostenute con la quantificazione non soltanto dell intero importo, ma anche delle singole voci che lo compongono. L amministrazione, come si è detto, ha facoltà di rigettare l istanza di recesso; questa 14 La consegna dei lavori facoltà, però, non è più esercitabile dopo che il ritardo nella consegna dei lavori abbia superato la metà del termine contrattuale di ultimazione dei lavori (art. 129, co. 9, reg.). Dunque, all interno del ritardo corrispondente alla metà del tempo contrattuale, l amministrazione ha facoltà di non accogliere l istanza di recesso; decorso tale tempo la facoltà viene meno, sicché l appaltatore ha il diritto all accoglimento dell istanza senza che l amministrazione possa opporvisi. Nel caso in cui l ente appaltante entro il termine consentito rigetti l istanza di recesso, l appaltatore resta vincolato al contratto ed ha l obbligo di accettare la consegna tardiva; ha diritto però al risarcimento, le cui modalità di calcolo sono stabilite dall art. 9, comma 2, CGA (art. 129, co. 8, seconda parte, reg.), secondo cui il risarcimento spettante all appaltatore è quantificato nella misura degli interessi legali calcolati, a partire dall istanza di recesso e fino alla data di consegna, sull importo corrispondente alla produzione media nel periodo di ritardo quale è desumibile dal programma dei lavori. Il risarcimento spettante all appaltatore nel caso di rigetto dell istanza di recesso è soggetto a decadenza qualora esso non formuli la relativa richiesta di pagamento nel verbale di consegna dei lavori e poi non la confermi nel registro di contabilità dei lavori in occasione della sottoscrizione di questo immediatamente successiva, che sostanzialmente coincide con l emissione del primo stato di avanzamento dei lavori (art. 9, co. 4, seconda parte, CGA). Non è disciplinata l ipotesi in cui l appaltatore non faccia l istanza di recesso e l amministrazione poi proceda ad una consegna tardiva. In tal caso si ritiene che l appaltatore non possa vantare il diritto al risarcimento dei danni per il ritardo. Dalla lettura dell art. 129, comma 8, reg. si desume che il diritto al risarcimento del danno per l appaltatore ha come condicio sine qua non la preventiva presentazione dell istanza di recesso; in assenza di questa, pertanto, deve presumersi che l appaltatore intende accettare la consegna dei lavori, seppure tardiva, incondizionatamente e senza alcuna pretesa risarcitoria perché, diversamente, avrebbe avuto il diritto (e l onere) di formulare l istanza di recesso. 2.4 LA CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA D URGENZA. Di regola, la consegna dei lavori avviene dopo la stipulazione del contratto. Può verificarsi, però, che a volte l amministrazione abbia necessità di fare iniziare i lavori immediatamente, senza attendere quindi la stipulazione ed il perfezionamento del contratto. L art. 129, co. 1, reg. dispone che qualora vi siano ragioni di urgenza il responsabile del procedimento può autorizzare il direttore dei lavori ad effettuare la consegna dei lavori subito dopo l aggiudicazione definitiva. La disciplina legislativa stabilisce inoltre che in caso di consegna di urgenza il processo verbale indica a quali materiali l appaltatore deve provvedere e quali 1519 Capitolo 2. lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall impresa, e che ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni (art. 130, co. 3, reg.). Secondo il co. 4 dell art. 129 reg., in caso di consegna in via d urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall appaltatore, per rimborsare le relative spese nell ipotesi di mancata stipula del contratto. Il direttore dei lavori deve perciò indicare nel verbale di consegna in via d urgenza quali materiali l appaltatore possa commissionare e quali lavorazioni eseguire in relazione al programma dei lavori. Ora, poiché, come si vedrà, alla mancata stipula e approvazione del contratto nei termini stabiliti consegue la possibilità di recesso dell appaltatore con diritto al rimborso delle spese sostenute, il direttore dei lavori in sede di consegna dei lavori in via d urgenza deve limitare le lavorazioni eseguibili e relativi materiali a quelli previsti nel programma nei primi mesi onde evitare che, in caso di mancata stipula e conseguente recesso, l appaltatore, a fronte di ingenti ordinativi di materiali o di una accelerata esecuzione dei lavori, possa richiedere un rimborso di costi assai gravosi per l amministrazione. La consegna d urgenza è caratterizzata dal fatto che l autonomia dell appaltatore in ordine all esecuzione dei lavori risulta fortemente limitata: gli è infatti preclusa la possibilità di organizzare liberamente l attività produttiva oggetto della sua prestazione, che resta pertanto circoscritta a quegli adempimenti che gli vengono ordinati dal direttore dei lavori in sede di consegna. Tale limitazione dura fino a quando non venga stipulato il contratto; momento, questo, in cui l autonomia dell appaltatore si riespande in tutta la sua pienezza. Se la stipula del contratto non avviene nei termini stabiliti dal regolamento per colpa dell amministrazione, l appaltatore, ancorché abbia ricevuto la consegna d urgenza, ha diritto di recedere dal rapporto ed al conseguente rimborso dei costi sostenuti per l esecuzione dei lavori eseguiti (sempreché rientrino tra quelli ordinati dal direttore dei lavori ed indicati nel verbale di consegna) nonché delle opere provvisionali (art. 109, co. 4, parte seconda, reg.). 2.5 LA CONSEGNA DEI LAVORI FRAZIONATA. La consegna dei lavori può non riguardare la globalità delle aree e può perciò non essere perfezionata in una unica soluzione. Ciò generalmente accade per i lavori di notevole importanza ed estensione o nei casi in cui sia prevedibile una disponibilità soltanto parziale delle aree interessate. In queste situazioni, in base al co. 6 dell art. 130 reg., è possibile dare luogo ad una consegna frazionata dei lavori; una consegna, cioè, con la quale, mediante la redazione di distinti verbali, si effettuano più consegne parziali dei suoli dilazionate nel tempo. Perché si possa dare luogo a questo particolare tipo di consegna è necessario che la possibilità di essa sia espressamente stabilita nel capitolato speciale di appalto, e pertanto prevista fin dalla fase progettuale e negli atti della gara. 16 La consegna dei lavori Con la consegna frazionata vengono consegnate - e perciò rese disponibili - con successivi verbali soltanto porzioni dell area complessiva. Data di consegna va considerata, ad ogni effetto, quella dell ultimo verbale di consegna frazionata, con la conseguenza che il termine di ultimazione dell opera decorre da quest ultimo. Poiché la consegna frazionata è un particolare tipo di consegna, è da ritenere che l ultimo verbale (quello che conclude la consegna e da cui decorre il termine di esecuzione) debba essere perfezionato entro il termine generale previsto per la consegna dei lavori, e cioè entro 45 giorni dalla data di stipula, approvazione o registrazione del contratto, a meno che il capitolato speciale, in relazione alla particolarità dell appalto, non stabilisca termini più ampi per le consegne frazionate successive alla prima. Il mancato perfezionamento dell ultimo verbale nei termini integra gli estremi della mancata consegna, con possibilità per l appaltatore di formulare istanza di recesso secondo quanto detto al precedente paragrafo 3. Ove sussistano motivi di urgenza, il direttore dei lavori autorizza l inizio dei lavori relativamente alle sole parti già consegnate (art. 131, co. 7, reg.). In tal caso l appaltatore deve presentare un programma che preveda le opere da realizzare sulle parti di area ricevute in consegna, fermo restando che anche in tal caso il termine di esecuzione come già detto decorre dalla data dell ultimo verbale. Dopo l avvenuta esecuzione dei lavori previsti in programma concernenti le parti di area consegnate, possono verificarsi due ipotesi: o nel frattempo la consegna è stata completata rendendo possibile l esecuzione dell intera opera; ovvero non è stato possibile completarla perché permangono le cause di indisponibilità delle aree ancora da consegnare. In questa seconda ipotesi, l art. 130, co. 7, reg. prevede l applicabilità della disciplina dell art. 133, e cioè la formale sospensione dei lavori ad opera del direttore dei lavori. Dunque, qualora la predetta indisponibilità sia dovuta a cause di forza maggiore, i lavori restano sospesi fino alla cessazione di tali cause e l appaltatore nessuna pretesa può accampare né può svincolarsi dal contratto (art. 133, co. 1, reg.). Qualora l indisponibilità sia dovuta a ragioni di pubblico interesse o necessità (es. variante determinata non da errore o imprevidenza progettuale, ma da circostanze sopravvenute o nuove esigenze che ne consigliano l adozione), l appaltatore, trascorso un quarto del tempo contrattuale o comunque 6 mesi, può formulare istanza di recesso senza diritto ad indennizzo alcuno qualora l amministrazione accolga l istanza stessa; se invece l amministrazione si opponga al recesso, l appaltatore resterà vincolato al contratto, ma avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre il termine suddetto (art. 24, co. 4, CGA). L art. 130, co. 7, reg., con il rinviare alla disciplina dell art. 133 (che concerne le due ipotesi di sospensione legittima per cause di forza maggiore e per ragioni di pubblico interesse o necessità), non considera l ipotesi in cui la causa della indisponibilità dei terreni sia determinata da colpa dell amministrazione (perché ad es. non ha provveduto tempestivamente ad acquisire, in via convenzionale o autoritativa, la disponibilità dei suoli). In tal caso l appaltatore previa iscrizione di riserva può vantare il diritto al 1720 Capitolo 2. risarcimento danni da sospensione illegittima secondo i criteri stabiliti dall art. 25 CGA ed in base alla disciplina di cui in seguito si tratterà a proposito delle sospensioni illegittime. 2.6 COMPITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI. La decisione di procedere alla consegna dei lavori rientra nelle competenze del responsabile del procedimento, il quale autorizza il direttore dei lavori a dar luogo a tale prima fondamentale operazione. Quest ultimo deve invitare l appaltatore con congruo anticipo, indicandogli con precisione il luogo, il giorno e l ora in cui dovrà presentarsi per consentire l effettuazione di tutte le operazioni necessarie a perfezionare la formale consegna dei lavori. Il direttore dei lavori deve dare al personale dell appaltatore tutte le istruzioni necessarie perché questo proceda al tracciamento dell area in aderenza ai disegni di progetto; a tal fine deve dare precise indicazioni sulla collocazione di picchetti, capisaldi e di ogni altro elemento necessario ad identificare l ubicazione dei lavori. Tutte le operazioni compiute vanno indicate nel verbale di consegna dei lavori, il quale deve essere sottoscritto dal direttore dei lavori e dall appaltatore. Come si vede, una volta che il responsabile del procedimento abbia autorizzato la consegna dei lavori, tutte le conseguenti attività e responsabilità fanno capo al direttore dei lavori. Questi, tra l altro, è tenuto a confermare nel verbale di consegna dei lavori (art. 30, co. 1, lett. c, reg.) la dichiarazione di cui all art. 71, co. 1, reg. precedentemente resa al responsabile del procedimento prima dell avvio della procedura di gara in ordine alla insussistenza di elementi impeditivi all avvio dei lavori secondo il progetto appaltato. Come si vede, compiti e responsabilità del direttore dei lavori relativamente all avvio degli stessi sono di estrema rilevanza; egli prima dell indizione della gara deve attestare la piena eseguibilità del progetto, e, dopo l aggiudicazione, deve confermarla con dichiarazione apposta sul verbale di consegna dei lavori. Qualora all atto della consegna egli rilevi elementi impeditivi all esecuzione, deve sospenderla e darne immediata informazione al responsabile del procedimento per i provvedimenti conseguenti. Pur nel silenzio della disciplina normativa (art. 131, co. 2, reg.), è da ritenere che, ove gli elementi impeditivi siano tali da consentire l avvio di una parte significativa dei lavori ovvero possano essere rimossi in tempi ragionevolmente brevi, la consegna dei lavori, su autorizzazione del responsabile del procedimento, possa aver luogo, ma in tal caso il direttore dei lavori, in applicazione dei principi civilistici di correttezza e buona fede, deve indicare nel verbale l esistenza di tali elementi e la loro incidenza sulla eseguibilità dei lavori anche con riferimento al programma esecutivo dei lavori di cui all art. 45, co. 10, reg. 18 La consegna dei lavori Sia nel caso in cui il direttore dei lavori non indichi nel verbale gli elementi impeditivi, sia nel caso in cui li indichi e l appaltatore si ritenga danneggiato da tali circostanze, l appaltatore stesso è tenuto a formulare riserva nel verbale stesso, a pena di decadenza, indicando con precisione le motivazioni dei danni a lui derivanti dalla non totale immediata eseguibilità di tutti i lavori di progetto. Altro delicato compito del direttore dei lavori riguarda l ipotesi in cui il responsabile del procedimento abbia autorizzato la consegna dei lavori in via d urgenza, e cioè dopo l aggiudicazione definitiva ma prima della stipula del contratto. In tal caso egli è tenuto ad indicare nel verbale di consegna i materiali che l appaltatore può ordinare e le lavorazioni che può eseguire in modo che l amministrazione, nel caso di mancata stipula del contratto, non si trovi esposta all obbligo di rimborsi consistenti. Nel silenzio della disciplina normativa, può essere suggerito il criterio in base al quale il direttore dei lavori consenta in tal caso soltanto le lavorazioni previste nel programma esecutivo e connessi ordinativi di materiali, limitando rispetto a ciò qualsiasi eccedenza. Infine, va ricordato un compito assai delicato e di portata generale del direttore dei lavori, e cioè quello di richiedere all impresa prima del concreto inizio dei lavori (e perciò anche dopo la consegna ma prima dell inizio delle attività materiali di cantiere) la presentazione del programma esecutivo dei lavori articolato con l indicazione temporale delle varie lavorazioni oggetto dell appalto e le date di avanzamento generale in relazione agli importi (o alle date) stabiliti per l emissione degli stati di avanzamento e dei conseguenti certificati di pagamento (art. 45, co. 10, reg.). Il programma esecutivo redatto dall appaltatore ha importanza rilevante in quanto sulla base di esso il direttore dei lavori procede al controllo in ordine a su eventuali ritardi nell esecuzione dell opera (art. 117, co 4, reg.) con conseguente avvio del procedimento dell art. 119, co. 4 e segg., reg. Pur nel silenzio della disciplina normativa, è da ritenere che il direttore dei lavori, considerata l importanza del programma esecutivo che l appaltatore elabora prima dell inizio dei lavori, abbia il potere - dovere di controllarne la correttezza tecnica in modo da evitare che l appaltatore possa artificiosamente sottrarsi al controllo sulla tempestiva esecuzione dei lavori predisponendo un programma nel quale le varie lavorazioni non siano razionalmente distribuite lungo l intero arco temporale, ma compattate nelle fasi mediane e finali di esso. In tal caso il direttore dei lavori può chiedere all appaltatore le rettifiche da lui ritenute necessarie ed ove sorga dissenso rimettere la questione al responsabile del procedimento ai sensi dell art. 137 reg. 19 Vedere altro
Capitolo 5. LA CONSEGNA DEI LAVORI 5.1- L inizio dei lavori a seguito della loro consegna all appaltatore. 5.2- Il caso della non avvenuta consegna nei termini per colpa dell appaltatore. Facoltà dell Dettagli Direzione dei lavori e collaudo di opere pubbliche
Direzione dei lavori e collaudo di opere pubbliche Ing. Francesco Pecorella Evoluzione tecnologica e normativa in materia di lavori pubblici dal D.M. 29.05.1895 alla Legge Merloni (11.02.94 n. 109) 05.07.2005 Dettagli SCHEMA DI CONTRATTO-TIPO
SCHEMA DI CONTRATTO-TIPO CONTRATTO DI APPALTO PRIVATO PER OPERE RELATIVE A IMMOBILI CIVILI Tra... d ora in avanti denominato il committente residente in. C.F... P. IVA - da una parte e.. d ora in avanti Dettagli Capitolo 10. LE SOSPENSIONI DEI LAVORI
LE SOSPENSIONI DEI LAVORI 10.1- Profili generali della sospensione dei lavori. 10.2- Le sospensioni legittime dipendenti da forza maggiore. Casi in cui si tramutano in illegittime. 10.3- Le sospensioni Dettagli CORSO BREVE. Le riserve e la definizione bonaria delle controversie
Università degli Studi di Napoli Federico II Facoltà di Ingegneria Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli CORSO BREVE sulla normativa inerente la PROGETTAZIONE e la REALIZZAZIONE di OPERE PUBBLICHE Dettagli CLAUSOLE CONTRATTUALI PER L APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI NELL AMBITO DI ATTIVITÀ SOGGETTE AD UNBUNDLING REV.
CLAUSOLE CONTRATTUALI PER L APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI NELL AMBITO DI ATTIVITÀ SOGGETTE AD UNBUNDLING REV. 00 FEBBRAIO 2010 Il presente documento è pubblicato sul sito: www.edison.it - Area Fornitori Dettagli Prof. Ing. Paolo Pizzo
Università degli Studi di Napoli Federico II Facoltà di Ingegneria Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli CORSO BREVE sulla normativa inerente la PROGETTAZIONE e la REALIZZAZIONE di OPERE PUBBLICHE Dettagli PROVINCIA DI ROMA REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A ESPERTI ESTERNI ALL AMMINISTRAZIONE. ART. 1 Oggetto
PROVINCIA DI ROMA REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A ESPERTI ESTERNI ALL AMMINISTRAZIONE ART. 1 Oggetto 1. Le presenti disposizioni regolamentari disciplinano i criteri, i requisiti e le procedure Dettagli CONVENZIONE D INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI
CONVENZIONE D INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI Manutenzione della rete idrica e fognaria a servizio dell intero territorio Dettagli Capitolo 11. RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SU INIZIATIVA DELL AMMINISTRAZIONE
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SU INIZIATIVA DELL AMMINISTRAZIONE 11.1- Il recesso dell amministrazione dal contratto. 11.2- La risoluzione per colpa dell appaltatore: 11.2.1- la risoluzione per grave Dettagli Sviluppo Investimenti Territorio s.r.l.
161/13 Sviluppo Investimenti Territorio s.r.l. Regolamento per l affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni Sommario Articolo 1 Oggetto del Regolamento... 2 Articolo 2 Presupposti e limiti... Dettagli Diritto dell Unione Europea. Indice
INSEGNAMENTO DI DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA LEZIONE IX LA TUTELA GIURISDIZIONALE NELL ORDINAMENTO COMUNITARIO PROF. GIUSEPPE RUBERTO Indice 1 Il sistema di tutela giurisdizionale comunitario. --------------------------------------------------- Dettagli REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 100.000,00 ATTINENTI I SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA
REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 100.000,00 ATTINENTI I SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI E I SERVIZI IN MATERIA Dettagli N. Rep... SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO N. Rep.... LAVORI PER LA NUOVA PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO STAMPATO COME ESISTENTE NEL CORTILE INTERNO DELLA SEDE DI PIAZZA CARDINAL FERRARI DELL AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTO ORTOPEDICO Dettagli approvato all adunanza del 18 marzo 2013
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA A SOGGETTI ESTRANEI ALL AMMINISTRAZIONE DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI BOLOGNA approvato all adunanza del 18 marzo 2013 ARTICOLO Dettagli PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1 OBIETTIVI E FINALITÀ.
Regolamento degli incentivi per la progettazione e la gestione interna di lavori pubblici e strumenti urbanistici (Approvato con deliberazione n. 3/GM del 5.1.2012) PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO Dettagli IL COLLAUDO NEI LAVORI PUBBLICI
IL COLLAUDO NEI LAVORI PUBBLICI Oggetto del collaudo Il collaudo rappresenta l atto conclusivo della realizzazione di un opera pubblica, mediante il quale viene verificato e certificato che l opera pubblica Dettagli Clausole Contrattuali per l Approvvigionamento di Beni e Servizi nell Ambito di Attività Soggette ad Unbundling
Pag.: 1 di 7 Clausole Contrattuali per Il presente documento è pubblicato sul sito www.edison.it e www.infrastrutturedg.it REV. DESCRIZIONE DATA 1 Aggiornamento conseguente al cambio denominazione sociale Dettagli AZIENDA TERRITORIALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VERONA CONTRATTO DI APPALTO
AZIENDA TERRITORIALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VERONA CONTRATTO DI APPALTO mediante scrittura privata per l affidamento del servizio triennale di brokeraggio assicurativo a favore dell Dettagli Friuli Innovazione Condizioni generali di contratto Applicabili ai lavori, servizi e forniture Rev.1 21/9/2012
Friuli Innovazione Condizioni generali di contratto Applicabili ai lavori, servizi e forniture Rev.1 21/9/2012 INDICE Art. 1 - Ambito di applicazione e principi generali Art. 2 - Decorrenza e durata del Dettagli CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO CIG 50773444D0 OGGETTO DELL'INCARICO L affidamento ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo professionale, Dettagli APPALTO PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA ASSICURATIVA BROKERAGGIO ASSICURATIVO CAPITOLATO SPECIALE
APPALTO PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA ASSICURATIVA BROKERAGGIO ASSICURATIVO CAPITOLATO SPECIALE ART. 1 OGGETTO DELL APPALTO Il presente capitolato ha per oggetto l appalto del servizio professionale Dettagli CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO COMEC-BINDER S.r.l.
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO COMEC-BINDER S.r.l. 1. Oggetto del contratto Le forniture di materiali, semilavorati e prodotti finiti a COMEC-BINDER S.r.l. (nel seguito per brevità COMEC ) sono regolate Dettagli SISTEMA SANZIONATORIO
Sommario 1. Introduzione... 2 2. Criteri di valutazione della violazione... 2 3. Sanzioni... 2 3.1 Lavoratori dipendenti non dirigenti... 2 3.1.1 Sanzioni per i lavoratori dipendenti... 3 3.2 Soggetti Dettagli La Consegna dei Lavori
La Consegna dei Lavori Il contratto viene posto in esecuzione dall Amministrazione con La consegna dei lavori. Si tratta, complessivamente, di una serie di atti di carattere giuridico e di operazioni materiali, Dettagli CARTA DEI SERVIZI PER I DIRITTI DEL CONTRIBUENTE INDICE ARTICOLI
CARTA DEI SERVIZI PER I DIRITTI DEL CONTRIBUENTE INDICE ARTICOLI Art.1 Oggetto del Regolamento Art.2 Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie Art.3 Chiarezza e motivazione degli atti Art.4 Dettagli CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI GENERALI I Reparto 1 Divisione Piazza della Marina, 4 00196 - Roma www.commiservizi.difesa.it e-mail: commiservizi@commiservizi.difesa.it Tel.: 06/36806378 Dettagli ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE OBBLIGATORIA
ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE OBBLIGATORIA 11 UN OBBLIGO O UN OPPORTUNITA? LINEE GUIDA PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE Vicenza, 13 giugno 2012 AGENDA DELL INCONTRO 22 NOVITA LEGISLATIVE IL NUOVO OBBLIGO DI Dettagli CAPITOLATO SPECIALE PER LA SICUREZZA DEL LAVORO NEI CONTRATTI D APPALTO, D OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE
ALLEGATO 6 CAPITOLATO SPECIALE PER LA SICUREZZA DEL LAVORO NEI CONTRATTI D APPALTO, D OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE Articolo 1 Definizioni 1. Ai fini del presente Capitolato, alle seguenti espressioni sono Dettagli CONTRATTO 1. DISPOSIZIONI GENERALI
CONTRATTO tra il Sig... codice fiscale... residente in... proprietario di (*)...di cui dispone dei libero uso, sito in... e il Sig... residente in... nella qualifica di... dell impresa... codice fiscale... Dettagli La direzione dei lavori
APPALTI PUBBLICI: L APPROFONDIMENTO Definizioni, compiti e responsabilità alla luce del DLgs 12 aprile, n. 163 - Codice dei Contratti La direzione dei lavori Francesco Musci * e Roberto Scaravaglione ** Dettagli ARGOMENTI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
Paolo Biavati ARGOMENTI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE Seconda edizione aggiornata Ag g i o r na m e n t o n. 4 29 giugno 2015 Bononia University Press L editore mette a disposizione sul sito nella sezione Dettagli Falsa dichiarazione per disattenzione revoca dell attestato SOA ed esclusione dalle gare.
NEWS N.68/ 8 giugno 2015 Falsa dichiarazione per disattenzione revoca dell attestato SOA ed esclusione dalle gare. E sempre più importante prestare attenzione alla documentazione fornita alla SOA nel corso Dettagli DELIBERAZIONE N. 152 DEL 09/07/2014
DELIBERAZIONE N. 152 DEL 09/07/2014 Il Direttore Generale, nella sede dell Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna Via Castiglione, 29 nella data sopra indicata, alla presenza del Direttore Amministrativo Dettagli ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTAL ALLEGATO 4 CAPITOLATO SPECIALE PER L AFFIDAMENTO PER ANNI 3 DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO Dettagli REGOLAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE E SERVIZI TECNICI IN ECONOMIA ART. 125 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Approvato con Determinazione del Direttore n. 007/DD del 22.01.2013 REGOLAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE E SERVIZI TECNICI IN ECONOMIA ART. 125 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ARTICOLO. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.... Dettagli Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 27 marzo 2002
Risoluzione n. 97/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 27 marzo 2002 Oggetto: Interpello./2001 Articolo11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Ministero della Difesa Direzione generale del Demanio Dettagli REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA O CONSULENZA
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA O CONSULENZA INDICE Articolo 1 Finalità ed ambito di applicazione Articolo 2 Tipologia di incarichi Articolo 3 Presupposti Dettagli CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
SCHEMA DI CONTRATTO PER L AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA COMUNALE DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ART. 1 OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha ad oggetto l affidamento del Dettagli PROTOCOLLO DI AZIONE VIGILANZA COLLABORATIVA CON LA REGIONE CAMPANIA PREMESSO CHE
PROTOCOLLO DI AZIONE VIGILANZA COLLABORATIVA CON LA REGIONE CAMPANIA PREMESSO CHE - L art. 19 del decreto legge 24 giungo 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, ha ridefinito Dettagli CONTABILITA DEI LAVORI
CONTABILITA DEI LAVORI E un attività che viene svolta, nel processo di realizzazione di ogni opera, in due fasi ben distinte e con due diverse finalità: In fase preventiva: all atto della redazione del Dettagli CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 1. Campo di applicazione Qualsiasi contratto stipulato tra Nossa Elettronica s.a.s (d ora in poi Nossa) per la fornitura dei propri Prodotti/Servizi (d ora in poi Prodotto) Dettagli IF COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE LA GESTIONE DELLE RISERVE NELLE OO.PP. Seminario. Milano, 9 giugno 2011. Ing. Luciano Brusaferro
Seminario IF COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE LA GESTIONE DELLE RISERVE NELLE OO.PP. Milano, 9 giugno 2011 Ing. Luciano Brusaferro 1 RIFERIMENTI LEGISLATIVI Codice Contratti Pubblici D. Lgs. 12 Aprile 2006 Dettagli PROVINCIA DI SIENA Servizio Lavori Pubblici Difesa del Suolo Assetto del Territorio
PROVINCIA DI SIENA Servizio Lavori Pubblici Difesa del Suolo Assetto del Territorio Provincia di Siena (C.F. 80001130527 P.I. 00166340521) Ing. Federico Cometti P.I. 01731850515 con sede in Bucine ( Arezzo) Dettagli Convenzione bonifica, rimozione e smaltimento piccole quantità materiali contenenti amianto
Convenzione bonifica, rimozione e smaltimento piccole quantità materiali contenenti amianto SCHEMA di Contratto d'appalto tipo CONTRATTO D APPALTO TRA Il sig. nato a il e residente a C.F. in seguito denominato Dettagli GLI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER GLI APPALTI DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI PUBBLICI
GLI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER GLI APPALTI DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI PUBBLICI Il seguente documento ha la finalità di riassumere gli adempimenti e le scadenze che il Dettagli In data odierna. tra. Società Entrate Pisa S.E.Pi. S.p.A. - (P.IVA 01724200504) con sede
Contratto di affidamento di incarico In data odierna tra Società Entrate Pisa S.E.Pi. S.p.A. - (P.IVA 01724200504) con sede in Pisa, Piazza dei Facchini n. 16, nella persona del Direttore Generale, Dott. Dettagli Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri
Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri L estensione dell obbligo di assicurazione agli iscritti all Ordine degli ingegneri (art. 3, comma 5, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, Dettagli La Direzione dei Lavori
La Direzione dei Lavori L istituzione della Direzione lavori. Ai sensi dell art.10, comma 1, lett.l, del Reg., l istituzione dell ufficio di direzione dei lavori è promossa dal responsabile del procedimento Dettagli SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL AZIENDA DI SOGGIORNO E TURISMO DI TERMOLI
Allegato alla delibera n 04 del 20.01.2016 SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL AZIENDA DI SOGGIORNO E TURISMO DI TERMOLI Periodo 01 marzo 2016 31 dicembre 2018 Allegato alla Dettagli CIRCOLARE N. 34/E. Roma, 21 novembre 2013
CIRCOLARE N. 34/E Direzione Centrale Normativa Roma, 21 novembre 2013 OGGETTO: Trattamento agli effetti dell IVA dei contributi erogati da amministrazioni pubbliche - Criteri generali per la definizione Dettagli INDICE ARTICOLO 1. Istituzione del sistema di qualificazione - classifiche. ARTICOLO 2 Requisiti per le iscrizioni
Decreto del Presidente della Repubblica Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per i contraenti generali delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, ai sensi dell Dettagli MAPPATURA DEI RISCHI E MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO Area B) Area affidamento lavori, servizi e forniture
Definizione dell oggetto dell affidamento MAPPATURA DEI RISCHI E MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO b1 Processi Fasi Rischi Individuazione delle caratteristiche del bene o del servizio rispondente alle necessità Dettagli presente convenzione, affida all incaricato, che accetta, l incarico professionale di
COMUNE DI TORTORETO (Prov. TERAMO ) CONTRATTO DISCIPLINARE PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI: Realizzazione rotatoria Via Napoli. Dettagli REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA. Art. 1 Oggetto
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA Art. 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento disciplina l affidamento di incarichi a personale esterno all Ateneo così come previsto Dettagli Comune di Prato. Concorso di progettazione in fase unica: Parco Cimiteriale e Tempio Crematorio a Chiesanuova, nel Comune di Prato
Comune di Prato Servizio Edilizia Pubblica e Cimiteri Concorso di progettazione in fase unica: Parco Cimiteriale e Tempio Crematorio a Chiesanuova, nel Comune di Prato Allegato 11 - Schema disciplinare Dettagli CIRCOLARE N. 46/E. Roma, 3 novembre 2009
CIRCOLARE N. 46/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 3 novembre 2009 OGGETTO: Deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente Dettagli REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 18 - COMMA 1 - LEGGE 11.02.1994, N. 109
REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 18 - COMMA 1 - LEGGE 11.02.1994, N. 109 INDICE PREMESSA 2 Capo I - Disposizioni generali 2 Art. 1.1- Oggetto del Dettagli La Responsabilità Civile, Penale e Amministrativa
La Responsabilità Civile, Penale e Amministrativa a cura dell Avv. Elio Garibaldi 1 RECENTI ORIENTAMENTI DOTTRINALI E GIURISPRUDENZIALI IN ARGOMENTO DI RESPONSABILITA SANITARIA Responsabilità contrattuale Dettagli ALLEGATO A Dgr n. del pag. 1/7
giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATO A Dgr n. del pag. 1/7 CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA FINALIZZATA STRATEGICO PMS 49/08/P5 Integrazione fra Sistemi di Gestione sul tema Dettagli L Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (in seguito denominato, per brevità, INAIL) nella persona del
CONVENZIONE TRA L INAIL E L INPS PER L EROGAZIONE DELLA INDENNITA PER INABILITA TEMPORANEA ASSOLUTA DA INFORTUNIO SUL LAVORO, DA MALATTIA PROFESSIONALE E DA MALATTIA COMUNE NEI CASI DI DUBBIA COMPETENZA Dettagli Regolamento per i lavori da eseguirsi in economia.
Regolamento per i lavori da eseguirsi in economia. Art. 1 Identificazione dei lavori in economia Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, e con riferimento Dettagli Capitolo 12. LE RISERVE DELL APPALTATORE
Capitolo 12. LE RISERVE DELL APPALTATORE 12.1- Disciplina generale delle riserve. Le decadenze a carico dell appaltatore. 12.2- Il contenuto necessario delle domande dell appaltatore. 12.3- Formulazione Dettagli Avviso esplorativo di manifestazioni d interesse per La vendita dei rottami ferrosi accantonati nei depositi dell intera rete FER
Avviso esplorativo di manifestazioni d interesse per La vendita dei rottami ferrosi accantonati nei depositi dell intera rete FER Con Determina del Direttore Generale n. 042/2015 FER S.r.l. è stata indetta Dettagli Art. 1: Oggetto dell appalto
Art. 1: Oggetto dell appalto Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, ed in particolare: o il servizio di assistenza, consulenza e gestione del programma Dettagli 26/03/2015. MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA
AVVISO ESPLORATIVO Oggetto: Fornitura di energia elettrica e servizi connessi per sessantacinque utenze intestate all EFS. - Importo complessivo annuo stimato 37.000,00 oltre iva di legge. - Procedura Dettagli TRA. Eventidea agency s.r.l. INDICE
CONTRATTO DI LAVORO OCCASIONALE TRA Eventidea agency s.r.l. E.. INDICE 1. Premesse, definizioni e allegati 2. Oggetto 3. Modalità di esecuzione 4. Durata 5. Corrispettivo 6. Risoluzione per inadempimento Dettagli AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 PER IL PERIODO 1/1/2014 31/12/2014.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 PER IL PERIODO 1/1/2014 31/12/2014. CAPITOLATO D ONERI Art. 1 Oggetto del servizio, durata e compenso. Dettagli AREA VIII DISCIPLINA DEL MERCATO SERVIZIO CONTRATTUALISTICA E CONCORRENZA
AREA VIII DISCIPLINA DEL MERCATO SERVIZIO CONTRATTUALISTICA E CONCORRENZA CONTRATTO TIPO DI APPALTO PRIVATO PER OPERE EDILIZIE RELATIVE AD IMMOBILI CIVILI DI PROPRIETA CONDOMINIALE CONTRATTO DI APPALTO Dettagli A.R.N.A.S. GARIBALDI CATANIA SETTORE TECNICO PATRIMONIALE AVVISO PUBBLICO
AVVISO PUBBLICO per la costituzione dell albo dei collaudatori per l affidamento degli incarichi di collaudo, il cui importo stimato sia inferiore ad 100.000,00 (I.V.A. esclusa), degli interventi aventi Dettagli CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
INCARICO DI ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE E DEI COLLABORATORI PER IL PERIODO 1/1/2012-31/12/2013 CIG Z990278489 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO ART. 1 - Dettagli http://www.studiodicarlo.org
Contratto di affiliazione commerciale Tra le Parti: A s.p.a. , con sede in (provincia di ) in via al civico numero (), capitale sociale deliberato euro (/00), Dettagli CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE
CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: per "assicurazione": il contratto di assicurazione; per "polizza": il documento che prova l'assicurazione; Dettagli LA GESTIONE DELLE RISERVE NELLE OO.PP.
Seminario IF COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE LA GESTIONE DELLE RISERVE NELLE OO.PP. Milano, 9 giugno 2011 1 Riserve: generalità Riserva come preannuncio di disaccordo (=firma con riserva) Riserva come domanda Dettagli ---------------------------------------. =. ADR NOTARIATO SRL. =. ---------------------------------------
---------------------------------------. =. ADR NOTARIATO SRL. =. --------------------------------------- REGOLAMENTO DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE NOTARILE -.-.- I - Definizione 1) La Camera di Conciliazione Dettagli Unione di Comuni Unione dei Miracoli Sede di Casalbordino (CH) Piazza Umberto I Codice fiscale 02385890690 - tel. 0873/92191 - fax 0873/9219233
Unione di Comuni Unione dei Miracoli Sede di Casalbordino (CH) Piazza Umberto I Codice fiscale 02385890690 - tel. 0873/92191 - fax 0873/9219233 CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO CENTRALE Dettagli Collaudo e pagamenti nell appalto pubblico. www.studiolaplaca.it
Collaudo e pagamenti nell appalto pubblico. Norme di riferimento Codice dei contratti pubblici: artt. 120, 141 (collaudo) Regolamento: artt. 112, 114, 116 (pagamenti) - 187 e ss. + 208 (collaudo) CGA: Dettagli CIG: 1724479D13. DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO
ALL. B AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 19 E 27 DEL D. LGS. 163/2006 E S.M.I. DELLE ATTIVITÀ DI CONSULENZA SPECIALISTICA PER L ELABORAZIONE DEL MODELLO DI FLUSSO DEGLI ACQUIFERI E DI DISPERSIONE DEGLI Dettagli CORSO BREVE. Il Collaudo
Università degli Studi di Napoli Federico II Facoltà di Ingegneria Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli CORSO BREVE sulla normativa inerente la PROGETTAZIONE e la REALIZZAZIONE di OPERE PUBBLICHE Dettagli CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO Acquisto di n. 1 mini escavatore da impiegare nei lavori di manutenzione delle strade SALERNO, 10 ottobre 2012 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ing. Bernardo Saja) Oggetto Dettagli Rettifica di errori materiali negli atti notarili: nuova normativa e prospettive applicative
Rettifica di errori materiali negli atti notarili: nuova normativa e prospettive applicative Il d.lgs. 2 luglio 2010 n. 110 (in GU n. 166 del 19 luglio 2010), all art. 1 comma 1, dopo l art. 59 della legge Dettagli ALLEGATO B CAPITOLATO TECNICO. relativo alla
ALLEGATO B CAPITOLATO TECNICO relativo alla Procedura selettiva n. 238/2014 ai sensi dell art. 125 comma 11 del D.Lgs. n.163/2006 per l affidamento del servizio di consulenza ed assistenza di carattere Dettagli CONTRATTO DI PRESTAZIONE IN REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
CONTRATTO DI PRESTAZIONE IN REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA L'Università degli Studi di Parma con sede in Parma, via Università n. 12 codice fiscale n. 00308780345 rappresentata dal Dettagli SERVIZIO DI RISONANZA MAGNETICA
Presidio Ospedaliero Nord S.MARIA GORETTI DI LATINA SERVIZIO DI RISONANZA MAGNETICA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UNA RM 1,5 T, L AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA Dettagli 4. FONDO PATRIMONIALE E GRATUITÀ DELL ATTO DI DESTINAZIONE DEI BENI AI BISOGNI FAMILIARI
4. FONDO PATRIMONIALE E GRATUITÀ DELL ATTO DI DESTINAZIONE DEI BENI AI BISOGNI FAMILIARI 4 FONDO PATRIMONIALE E GRATUITÀ DELL ATTO DI DESTINAZIONE DEI BENI AI BISOGNI FAMILIARI. L ESPERIBILITÀ DELL AZIONE Dettagli APPALTO PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO CAPITOLATO SPECIALE
APPALTO PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO CAPITOLATO SPECIALE ART. 1 - OGGETTO DELL APPALTO Il presente capitolato ha per oggetto l appalto del servizio professionale di consulenza Dettagli Il tema della responsabilità contrattuale dell installatore
Responsabilità degli installatori di impianti: la parola al legale contributo dell avv. Piero Ricciardi, Studio legale Ricciardi, Napoli Il tema della responsabilità contrattuale dell installatore è di Dettagli N..REP REPUBBLICA ITALIANA Agenzia Regionale per la Tutela dell Ambiente Dell Abruzzo Contratto di Brokeraggio L anno duemilasei, il giorno del mese
N..REP REPUBBLICA ITALIANA Agenzia Regionale per la Tutela dell Ambiente Dell Abruzzo Contratto di Brokeraggio L anno duemilasei, il giorno del mese di, presso la Sede Centrale dell Agenzia Regionale per Dettagli CITTA DI SPINEA c.a.p. 30038 Provincia di Venezia
CITTA DI SPINEA c.a.p. 30038 Provincia di Venezia SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI SERVIZI DI SUSSIDIARIETA L anno il giorno del mese di. tra Il Comune di Spinea, di Dettagli SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO
SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO REPUBBLICA ITALIANA L anno duemila. il giorno. del mese di. nella sede della stazione appaltante sita.., alla via.. n..., avanti a me dott, autorizzato a ricevere atti e contratti Dettagli CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE CON PROFESSIONISTA APPARTENENTE AD UNO STUDIO ASSOCIATO. Sottoscritto in data da e tra
CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE CON PROFESSIONISTA APPARTENENTE AD UNO STUDIO ASSOCIATO Sottoscritto in data da e tra Università di Trento con sede in Trento, Via Belenzani n. 12, codice fiscale Dettagli FAC-SIMILE SCHEMA DI CONTRATTO DI SUBAPPALTO
FAC-SIMILE SCHEMA DI CONTRATTO DI SUBAPPALTO L Impresa con sede legale in Via n C.F. n. P. I.V.A. nella persona del legale rappresentate nato a il, in appresso per brevità denominata APPALTATORE E L Impresa Dettagli Condizioni generali di contratto per la realizzazione di impianti termoidraulici ed elettrici ad uso domestico concordato fra
Condizioni generali di contratto per la realizzazione di impianti termoidraulici ed elettrici ad uso domestico concordato fra e e promosso dalla Camera di Commercio di Pisa in virtù dei poteri ad essa Dettagli Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 256 di data 07.10.2014 S C H E M A D I C O N V E N Z I O N E
Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 256 di data 07.10.2014 IL SINDACO F.F. F.to Lucia Vicentini IL SEGRETARIO COMUNALE F.to dott.ssa Tiziana Angeli S C H E M A D I C O N V E N Z I O N Dettagli COMUNE DI NONANTOLA PROVINCIA DI MODENA CARTA DEI SERVIZI DEL CONTRIBUENTE
COMUNE DI NONANTOLA PROVINCIA DI MODENA CARTA DEI SERVIZI DEL CONTRIBUENTE Approvato con deliberazione del C.C. n. 40 del 31/05/2001 INDICE Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo Dettagli AVVISO PUBBLICO PER L AFFIDAMENTO SPERIMENTALE DEL CAMPO SPORTIVO GIROLA SELEZIONE PUBBLICA
AVVISO PUBBLICO PER L AFFIDAMENTO SPERIMENTALE DEL CAMPO SPORTIVO GIROLA SELEZIONE PUBBLICA ART.1 AFFIDAMENTO -Affidamento in gestione sperimentale del Campo Sportivo Polifunzionale Girola, si tratta di Dettagli CAPITOLATO RELATIVO AL LEASING
Capitolato per l affidamento, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, dell appalto misto di lavori e servizi, per la progettazione esecutiva, la realizzazione e la locazione finanziaria Dettagli PROVINCIA di MANTOVA DISCIPLINARE D INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA per.. in esecuzione della Determinazione n. PREMESSO che:
PROVINCIA di MANTOVA DISCIPLINARE D INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA per.. in esecuzione della Determinazione n PREMESSO che: vista la Delibera di Giunta Provinciale n. 198 del 04/12/2008 recante: Modifiche Dettagli FORNITURA BUONI PASTO. L anno 2012, il giorno del mese di, TRA

References: art. 17
 art. 8
 art. 17
 art. 17
 art. 26
 art. 6
 art. 4
 art. 71
 art. 129
 art. 165
 art. 9
 art. 9
 art. 129
 art. 129
 art. 129
 art. 130
 art. 130
 art. 133
 art. 130
 art. 133
 art. 25
 art. 71
 art. 45
 art. 119
 art. 137
 ART. 1
 ART. 1
 Articolo 1
 Articolo 2
 ARTICOLO 1
 Art. 1
 Art. 2
 ART. 1
 Art.1
 Art.2
 Art.3
 Art.4
 Articolo 1
 ART. 125
 ART. 125
 Articolo11
 Articolo 1
 Articolo 2
 Articolo 3
 ART. 1
 art. 19
 art.10
 ARTICOLO 1
 ARTICOLO 2
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 1

Art. 1
 Art. 1
 ART. 1
 art. 1
 art. 59
 art. 125
 ART. 1
 Articolo 1
 Articolo 2
 Articolo 3
 Articolo 4
 Articolo 5
 ART.1