Source: http://docplayer.it/8979511-Corridoio-plurimodale-padano.html
Timestamp: 2018-11-21 03:09:54+00:00

Document:
1 CORRIDOIO PLURIMODALE PADANO Complemento del corridoio autostradale 5 e dei Valichi confinari Tangenziale Sud Brescia: Raccordo autostradale casello di Ospitaletto (A4), di Poncarale e l'areoporto di Montichiari SCHEDA N. 18 LOCALIZZAZIONE CUP: TIPOLOGIA OPERA: SOGGETTO TITOLARE: D41B Rete stradale Autostrade Centro Padane STATO DI ATTUAZIONE Lavori in corso 2013 ULTIMAZIONE LAVORI
2 CLASSIFICAZIONE INTERVENTO Classificazione: CIPE Legge Obiettivo DESCRIZIONE Il progetto prevede la realizzazione di un raccordo autostradale tra l autostrada A4 (caselli di Ospitaletto e Brescia Est), l autostrada A21 (nuovo casello di Poncarale) e la viabilità d accesso all aeroporto di Montichiari. E prevista la riqualificazione e/o realizzazione, per circa 30 km, delle seguenti tratte: -raddoppio della strada provinciale 19 dal manufatto di scavalco dell autostrada A4 in Comune di Ospitaletto sino all intersezione con la strada provinciale IX (Azzano/Mella) per una estesa di circa 13 km; -nuovo raccordo autostradale, con le caratteristiche previste per le strade di categoria A dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 5 novembre 2001 (due carreggiate con 4 corsie di marcia da 3,75 m, uno spartitraffico di 2,60 m, una corsia di emergenza e una banchina), tra la strada provinciale IX (Azzano Mella) e la strada statale 236 (Castenedolo) per una estesa di circa 17 km ed in affiancamento, per un lungo tratto, della linea ferroviaria AV-AC Milano-Verona; -nuovo casello sull autostrada A21 di Poncarale con allacciamento alla strada statale 45 bis; -10 svincoli e opere per la risoluzione di interferenze con altre viabilità e/o con il reticolo idrografico della zona. DELIBERE CIPE 24/2005 DATI STORICI 2000 Il raccordo autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4) e i nuovi caselli di S. Zeno e Bagnolo Mella (A21) e il raccordo con l aeroporto di Montichiari è incluso tra le nuove opere la cui progettazione ed esecuzione è affidata alla Società autostrade Centro Padane ai sensi della convenzione novativa stipulata con l ANAS il 20 dicembre 1990 e approvata con decreto del MIT emanato di concerto con il Ministro del tesoro il 17 febbraio. L opera secondo il piano finanziario dovrà essere realizzata tra il 2002 ed il 2006, con esecuzione del 90% dei lavori nel triennio , per un costo, al netto del ribasso d asta e delle spese generali, di 252,9 Meuro Il progetto è inserito nella delibera CIPE n. 121 ai soli fini procedurali nell ambito dei Corridoi stradali ed autostradali della Regione Lombardia L intervento Tangenziale sud di Brescia figura nell Intesa generale quadro tra Governo e Regione Lombardia dell 11 aprile. Il 28 maggio l ANAS trasmette il progetto definitivo al MIT, alle altre Amministrazioni, alla Regione interessata e agli Enti interferenti. Il 4 agosto si svolge la CdS con le sole Amministrazioni ed il 24 settembre con gli Enti gestori delle interferenze. La Commissione VIA richiede approfondimenti ed integrazioni al SIA, con particolare riguardo all integrazione con il progetto preliminare della linea ferroviaria AC/AV Milano-Verona. La Regione Lombardia subordina il parere favorevole al recepimento di prescrizioni, che hanno comportato alcune varianti al progetto definitivo, e di raccomandazioni Il 2 febbraio viene presentato il progetto definitivo aggiornato con le integrazioni al SIA Il 17 aprile l ANAS approva il progetto del costo complessivo pari a 263,9 Meuro. La Regione esprime parere favorevole condizionato a prescrizioni. Il MIT trasmette al CIPE la relazione istruttoria concernente il progetto definitivo del Raccordo autostradale tra
3 l autostrada A4 (casello di Ospitaletto e Brescia Est), l autostrada A21 (nuovo casello di Poncarale) e la viabilità d accesso all aeroporto di Montichiari, proponendone l approvazione, con prescrizioni e raccomandazioni, ai soli fini procedurali Il 18 marzo il Presidente della Regione Lombardia esprime assenso al progetto del d.lgs. n. 190/2002. Il CIPE, con delibera n. 24, approva il progetto definitivo, per un costo dell opera pari a 295,8 Meuro e un termine dei lavori previsto per febbraio 2009, e fa presente che, in considerazione dell incremento di costo rispetto alle previsioni del piano economico-finanziario vigente, le modalità della copertura finanziaria, che sarà integralmente assicurata dalla Società concessionaria, saranno ridefinite in occasione della revisione quinquennale del piano medesimo, prevista per l anno in corso. L atto aggiuntivo alla convenzione, con il quale verrà concordata tra le parti detta revisione, verrà approvato con decreto del MIT, d intesa con il Ministro dell economia. Nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS il raccordo autostradale Ospitaletto-Montichiari figura quale sub intervento del Complemento stradale Corridoio Autostrade Centro Padane Spa, il 23 giugno, pubblica il bando di gara per l affidamento dell appalto per la realizzazione dei lavori di costruzione del raccordo autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4), il nuovo casello di Poncarale (A21) e l'aeroporto di Montichiari - 2 stralcio Lotti III e IV: due corsie più una corsia d emergenza per senso di marcia, completa di tutte le opere d arte, sistemazioni idrauliche, barriere di sicurezza, segnaletica orizzontale e verticale, barriere antifoniche, compresi gli adeguamenti delle viabilità interferite e le opere di mitigazione ambientale e le varianti delle SP IX, SP 22 ed SP Il 21 aprile, Autostrade Centro Padane aggiudica in via definitiva l appalto per la realizzazione dei lavori di costruzione del raccordo autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4), il nuovo casello di Poncarale (A21) e l'aeroporto di Montichiari - 2 stralcio Lotti III e IV, al raggruppamento temporaneo di imprese composto da Itinera Spa e Pavimental Spa. Il 16 settembre iniziano i lavori per la realizzazione del raccordo autostradale Ospitaletto-Montichiari, lotti III e IV, per uno sviluppo di 17 Km da Azzano Mella a Montichiari. Il 26 settembre l ANAS approva il progetto esecutivo del I e II lotto del Raccordo autostradale di Brescia tra il casello di Ospitaletto (A4), il nuovo casello di Poncarale (A21) e l aeroporto di Montichiari Il 7 gennaio Autostrade Centro Padane pubblica il bando di gara per l affidamento dell appalto per la realizzazione dei lavori di costruzione del raccordo autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4), il nuovo casello di Poncarale (A21) e l'aeroporto di Montichiari-1 stralcio Lotti I e II. L opera è compresa nella delibera CIPE n. 10 tra gli interventi autostradali del Corridoio Plurimodale Padano riuniti sotto la voce Completamento stradale corridoio 5 con un costo complessivo di 345,8 Meuro, interamente finanziato Autostrade Centro Padane, in data 17 marzo, aggiudica in via definitiva i lavori relativi al I e II lotto alla Cooperativa di Costruzioni Società Cooperativa di Modena per un importo di 40,1 Meuro. Nell Allegato Infrastrutture alla DFP l opera "Tangenziale Sud Brescia: Raccordo autostradale casello di Ospitaletto (A4), di Poncarale e l'areoporto di Montichiari" è riportata nelle tabelle: 1: Programma delle Infrastrutture Strategiche Aggiornamento 2010 ; 2: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere da avviare entro il 2013 ; 5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE Nella Seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l accordo sull Allegato Infrastrutture Aprile Ad aprile, in occasione della posa del ponte che attraversa la A 21, la Società Concessionaria comunica che i primi 17 Km verranno completati entro dicembre e gli ulteriori 14 Km entro il Nell Allegato Infrastrutture alla DEF 2011 l opera "Tangenziale Sud Brescia: Raccordo autostradale casello di Ospitaletto (A4), di Poncarale e l'areoporto di Montichiari" è riportata nelle tabelle: 1: Programma delle Infrastrutture
4 Strategiche - Aggiornamento aprile 2011 ; 3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2 ; 5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE (marzo) ; 6: Programma Infrastrutture Strategiche Stato avanzamento lavori. Dalla rilevazione dell AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio, risulta che i lavori relativi al 1 Stralcio hanno un avanzamento del 2% e quelli del 2 Stralcio del 67% (fine lavori prevista per il 21/12/2011) Dicembre Nell Allegato Infrastrutture al DEF 2011 (aggiornamento settembre 2011) l opera è riportata nelle stesse tabelle di aprile. Dalla rilevazione dell AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 dicembre 2011, risulta che i lavori relativi al 1 Stralcio hanno un avanzamento del 7% (fine lavori prevista per il 4/9/2013). Per il 2 stralcio, in data 14/12/2011, è stato eseguito il collaudo statico e il 21/12/2011 è stato sottoscritto il verbale di ultimazione sostanziale dei lavori al 16/12/ Marzo La Regione Lombardia comunica sul proprio sito internet che il 3 febbraio sono stati aperti al traffico i primi 17 Km di raccordo autostradale da Azzallo Mella a Montichiari. Il completamento dell'opera è previsto entro il mese di settembre Dalla rilevazione dell AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 marzo 2012, risulta che i lavori relativi al 1 Stralcio hanno un avanzamento del 10% (fine lavori prevista per il 4/9/2013), mentre risultano conclusi quelli del 2 Stralcio Settembre L'opera è riportata nell'allegato Infrastrutture-Rapporto intermedio di Aprile 2012: allegato 5, quadro riepilogativo degli interventi del PIS. L'opera è riportata nel 10 Allegato Infrastrutture di Settembre 2012: Tabella 0, Programma Infrastrutture Strategiche; Tabella 1, Opere in realizzazione e/o completate del PIS. Dalla rilevazione dell AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 30 settembre 2012, risulta un avanzamento dei lavori del 1 stralcio dell'11,70% ma alla data di monitoraggio i lavori risultano parzialmente sospesi. COSTO PRESUNTO (milioni di euro) Costo al 21 dicembre 2001 N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001 Previsione di costo al 30 aprile ,880 Fonte: CNEL Previsione di costo al 30 aprile ,882 Fonte: Delibera CIPE 24/2005 Costo al 6 aprile 2006 N.D. Fonte: Delibera CIPE 130/2006 Previsione di costo al 30 aprile ,882 Fonte: Delibera CIPE 24/2005 Costo al 30 giugno 2008 N.D. Fonte: DPEF Previsione di costo al 30 aprile ,717 Fonte: Delibera CIPE 10/2009 Previsione di costo al 30 aprile ,870 Fonte: DPEF "Scheda Regioni "Intese Costo ad aprile ,717 Fonte: DEF 2011 Previsione di costo al 30 aprile ,870 Fonte: DPEF "Scheda Regioni "Intese Costo al 30 giugno ,717 Fonte: DEF 2011 (aggiornamento settembre 2011) Previsione di costo al 31 dicembre ,870 Fonte: DPEF "Scheda Regioni "Intese Costo a giugno ,760 Fonte: DEF 2012 (settembre 2012)
5 Previsione di costo al 30 settembre ,870 Fonte: DPEF "Scheda Regioni "Intese QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro) Disponibilità indicate nella delibera CIPE 121/01 e successivi aggiornamenti: Risorse disponibili al 21 dicembre 2001 N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001 Risorse disponibili ad aprile ,190 Fonte: DEF 2011 Risorse disponibili al 30 giugno ,190 Fonte: DEF 2011 (aggiornamento settembre 2011) Risorse disponibili a giugno ,760 Fonte: DEF 2012 (settembre 2012) Disponibilità al 30 settembre 2012: 293,870 Fondi Pubblici Fondi Comunitari Autostrade Centro Padane Spa Fabbisogno residuo al 30 settembre 2012: 37,000 Fonte: DPEF "Scheda Regioni "Intese 0,700 Fonte: DPEF "Scheda Regioni "Intese 256,170 Fonte: DPEF "Scheda Regioni "Intese 0,000 STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) PROGETTAZIONE: Livello di progettazione raggiunto: Conferenza di servizi: Progettazione esecutiva CIPE: Importo lavori: Servizio: Costo progettazione interno: Data inizio: Data fine: Progettazione esecutiva Conclusa TRATTANDOSI DI UN'OPERA I CUI LAVORI SONO STATI OGGETTO DI DISTINTE PROGETTAZIONI E PROCEDURE DI APPALTO SI RINVIA ALLE SCHEDE RELATIVE AI LOTTI III - IV E LOTTI I-II Si Interno AFFIDAMENTO LAVORI: Soggetto aggiudicatore: Modalità di selezione: Procedura: Sistema di realizzazione: Criterio di aggiudicazione: Fase progettuale a base di gara:
6 Tempi di esecuzione: Progettazione: Lavori: Data bando: CIG/CUI: Data aggiudicazione: Tipo aggiudicatario: Nome aggiudicatario: Codice fiscale aggiudicatario: Data contratto: Quadro economico: Importo a base gara: Importo oneri per la sicurezza: Importo complessivo a base di gara: Importo aggiudicazione: Somme a disposizione: Totale: 0,00 % Ribasso di aggiudicazione: % Rialzo di aggiudicazione: ESECUZIONE LAVORI: Stato avanzamento lavori: Data presunta inizio lavori: Data presunta fine lavori: Stato avanzamento importo: Stato avanzamento percentuale: Data effettiva inizio lavori: Data effettiva fine lavori: Data presunta fine lavori varianti: Tempi realizzazione: Data collaudo statico: Data collaudo tecnicoamministrativo: Contenzioso: Totale riserve definite: Importo totale riserve definite: Totale riserve da definire: Sospensione lavori: Numero totale: Totale giorni sospensione: Varianti: Numero totale: Giorni proroga totali: Motivi: Altri motivi:
7 Importo: Importo oneri sicurezza: Somme a disposizione: Totale: 0,00 NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO IGQ tra il Governo e la Regione Lombardia del Aprile 2003 Delibera Regione Lombardia n.vii/14837 del 31 Ottobre 2003 Delibera Regione Lombardia n.vii/17369 del 30 Aprile 2004 Delibera CIPE 24/2005 del 18 Marzo 2005 Bando di gara Autostrade Centro Padane Spa lavori III e IV lotto del Giugno 2007 Avviso di aggiudicazione Autostrade Centro Padane Spa lavori III e IV lotto del Giugno 2008 Bando di gara Autostrade Centro Padane Spa lavori I e II lotto del Gennaio 2009 Avviso di aggiudicazione Autostrade Centro Padane Spa lavori I e II lotto del Giugno 2010 SITI INTERNET UFFICIALI 1 stralcio Lotti I e II STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) PROGETTAZIONE: Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva Conferenza di servizi: Conclusa Progettazione esecutiva CIPE: Si Importo lavori: ,00 Servizio: Interno Costo progettazione interno: Data inizio: 09/02/2006 Data fine: 26/09/2007 AFFIDAMENTO LAVORI: Soggetto aggiudicatore: Modalità di selezione: Procedura: Sistema di realizzazione: Criterio di aggiudicazione: Fase progettuale a base di gara: Tempi di esecuzione: Progettazione: ANAS Spa Affidamento con bando Procedura ristretta Appalto sola esecuzione Prezzo più basso Esecutiva
8 Lavori: 1095 giorni Data bando: 05/01/2009 CIG/CUI: Data aggiudicazione: 17/03/2010 Tipo aggiudicatario: Impresa singola Nome aggiudicatario: Cooperativa di Costruzioni Soc. Coop Codice fiscale aggiudicatario: Data contratto: 04/05/2010 Quadro economico: Importo a base gara: ,00 Importo oneri per la sicurezza: ,00 Importo complessivo a base di gara: ,00 Importo aggiudicazione: ,62 Somme a disposizione: Totale: ,62 % Ribasso di aggiudicazione: 37,12 % Rialzo di aggiudicazione: ESECUZIONE LAVORI: Stato avanzamento lavori: In corso Data presunta inizio lavori: Data presunta fine lavori: 04/09/2013 Stato avanzamento importo: ,00 Stato avanzamento percentuale: 11,70 Data effettiva inizio lavori: 06/09/2010 Data effettiva fine lavori: Data presunta fine lavori varianti: Tempi realizzazione: In ritardo Data collaudo statico: Data collaudo tecnicoamministrativo: I lavori sono sospesi Contenzioso: Totale riserve definite: Importo totale riserve definite: Totale riserve da definire: 17 Sospensione lavori: Numero totale: 2 Totale giorni sospensione: 7 E' in corso una sospensione parziale dei lavori Varianti: Numero totale: Giorni proroga totali: Motivi: Altri motivi: Importo: Importo oneri sicurezza:
9 Somme a disposizione: Totale: 0,00 2 stralcio Lotti III e IV STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) PROGETTAZIONE: Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva Conferenza di servizi: Conclusa Progettazione esecutiva CIPE: Si Importo lavori: ,00 Servizio: Interno Costo progettazione interno: Data inizio: 09/02/2006 Data fine: 16/11/2006 AFFIDAMENTO LAVORI: Soggetto aggiudicatore: ANAS Spa Modalità di selezione: Affidamento con bando Procedura: Procedura ristretta Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso Fase progettuale a base di gara: Esecutiva Tempi di esecuzione: Progettazione: Lavori: 40 mesi Data bando: 28/06/2007 CIG/CUI: C5C Data aggiudicazione: 21/04/2008 Tipo aggiudicatario: ATI Nome aggiudicatario: Itinera Spa Codice fiscale aggiudicatario: Data contratto: 07/08/2008 Quadro economico: Importo a base gara: ,00 Importo oneri per la sicurezza: ,00 Importo complessivo a base di gara: ,00 Importo aggiudicazione: ,96 Somme a disposizione: 0,00 Totale: ,96 % Ribasso di aggiudicazione: 32,29
10 % Rialzo di aggiudicazione: ESECUZIONE LAVORI: Stato avanzamento lavori: Conclusi Data presunta inizio lavori: Data presunta fine lavori: 21/12/2011 Stato avanzamento importo: ,22 Stato avanzamento percentuale: 100,00 Data effettiva inizio lavori: 06/11/2008 Data effettiva fine lavori: 16/12/2011 Data presunta fine lavori varianti: Tempi realizzazione: Secondo previsione Data collaudo statico: 16/12/2011 Data collaudo tecnicoamministrativo: Contenzioso: Totale riserve definite: 20 Importo totale riserve definite: ,57 Totale riserve da definire: 0 importo richiesto dall'impresa con le riserve già definite: ,07 Sospensione lavori: Numero totale: Totale giorni sospensione: Varianti: Numero totale: 3 Giorni proroga totali: Motivi: Art. 132 c. 1. lett. a) D.Lgs. 163/ Art. 132 c. 1. lett. b) D.Lgs. 163/ Art. 132 c. 1. lett. c) D.Lgs. 163/ Art. 132 c. 3. D.Lgs. 163/2006 Altri motivi: è stata sottoscritta anche una variante migliorativa ex art. 11 DM 145/2000 Importo: ,20 Importo oneri sicurezza: ,12 Somme a disposizione: Totale: ,32 E' stato sottoscritto un atto transattivo ex art. 239 del dlgs 163/2006 e s.m.i. avente ad oggetto la rinuncia da parte dell appaltatore alle proroghe legate a ritardi non addebitabili all impresa ed alle perizie di variante intervenute, per un importo di

References: Art. 132
 Art. 132
 Art. 132
 Art. 132
 art. 11
 art. 239