Source: https://ro.scribd.com/document/64622686/Directiva-006-2007-OREI-1
Timestamp: 2020-01-19 01:28:12+00:00

Document:
Directiva_006_2007_OREI[1] | Liquidación | Presupuesto
salvareSalvați Directiva_006_2007_OREI[1] pentru mai târziu
Conversiã“n y Disoluciã“n de Sociedades Mercantiles
Informe al Cliente sobre Disolución de Compañía
Obras Publicas SNIP
7. Informe de SEÑOR DE LOS MILAGROS
Liquidaciones de Sociedades5
Reglamento de FACEAC
La LMC y Sus Impactos Societarios
DIRECTIVA Nº 006 - 2007/GOB.REG-HVCA/GGR-OREI
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN FISICO FINANCIERA DE OBRAS EJECUTADAS POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y CONVENIO, EN EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE RACIONALIZACION E INFORMATICA
Huancavelica, Febrero del 2007
DIRECTIVA Nº 006 -2007/GOB.REG.-HVCA/GGR-OREI.
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACION FISICO - FINANCIERA DE OBRAS EJECUTADAS POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA Y CONVENIO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
(Aprobado con Decreto Regional Nº 002 - 2007/GOB.REG.-HVCA/PR)
Establecer las normas y procedimientos a seguir, para efectuar la liquidación físico financiero de las obras ejecutadas por la modalidad de administración directa y convenio, en el Gobierno Regional de Huancavelica.
2.1 Determinar el costo final de la obra para rebajar la sub cuenta construcciones en curso y sea considerado en la cuenta de infraestructura pública, para su posterior transferencia al sector beneficiario.
2.2 Definir las características técnicas con que se ha ejecutado la obra, para su registro y control patrimonial (liquidación técnica).
2.3 Comprobar el cumplimiento de las metas físicas programadas en el expediente técnico aprobado, por cada ejercicio presupuestal.
2.4 Brindar una estructura básica para la elaboración del Informe de liquidación de obras por administración directa y/o convenio.
3.1 Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización.
3.2 Ley N° 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales
3.3 Ley N° 27902 Ley que modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
3.4 Ley Nº 28927 Ley de Presupuesto de la República del año fiscal 2007
3.5 R.D. Nº 003-2007-EF/76.01, Directiva Nº 003-2007-EF/76.01 Para la Ejecución Presupuestaria.
3.6 Ordenanza Regional Nº 072/GOB-REG-HVCA/CR, aprueba el Organigrama Estructural del Gobierno Regional de Huancavelica.
3.7 Ordenanza Regional Nº 025/GR-HVCA/CR Aprueban el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Huancavelica.
3.8 Ley Nº 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control.
3.9 Ley Nº 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería.
3.10 Ley Nº 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad.
3.11 Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG. Normas que regulan la Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa.
3.12 D.S. N° 072-98-CG
3.13 Ley Nº 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
3.14 Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
3.15 Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
3.16 Reglamento Nacional de Construcciones.
Directiva 12-76-EF/73.23 Uso del Plan Contable General.
3.18 Resolución Nº 010-97-EF/93.01 Consejo Normativo de Contabilidad, aprueba el Plan Contable.
3.19 Resolución de Contaduría Nº 067-97-EF/93.10.
3.20 D.S. Nº 027-94/MTC (24-12-94) Licencias Municipales.
3.21 R.C. Nº 320-2006-CG Normas de Control Interno.
La aplicación de la presente directiva, es obligatoria por todos los órganos estructurados del Gobierno Regional Huancavelica, encargadas de la ejecución de obras por la modalidad de administración directa y/o convenio.
5.1 La Oficina de Supervisión y Liquidación con dependencia técnica, administrativa y jerárquica de la Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Huancavelica, cumple funciones de programar, organizar, dirigir, ejecutar y verificar el proceso de recepción y liquidación de las obras que ejecuta el Gobierno Regional de Huancavelica, siempre y cuando se haya destinado un presupuesto especifico para tal fin y se haya realizado el seguimiento a la ejecución.
5.2 Los diferentes órganos estructurados del Gobierno Regional de Huancavelica, quedan obligadas bajo responsabilidad a prestar todo el apoyo e información necesaria para el mejor cumplimiento de las funciones asignadas a la Comisión de Recepción y Liquidación Técnica Financiera de las obras.
5.3 Para los efectos de liquidación de obras, ningún funcionario o trabajador de la Institución se eximirá de responsabilidades en el suministro de la información técnica-financiera necesaria, tratando de hacer prevalecer el hecho o circunstancia de no haber ocupado el cargo en la época de ejecución de los trabajos a liquidar.
5.4 Toda entidad a cargo del Gobierno Regional Hvca., que ejecute proyectos de inversión, debe prever bajo responsabilidad, las acciones necesarias para dar cumplimiento a la recepción de la obra y a la liquidación formal de lo ejecutado que permita rebajar la cuenta construcciones en curso, incrementar la cuenta infraestructura pública para su posterior transferencia al sector, entidad u organismo beneficiado, que es el responsable de su administración y mantenimiento.
5.5 En el caso de obras de edificación, el órgano ejecutor debe cumplir con la obtención de la licencia de construcción respectiva, lo que le permitirá la obtención de los certificados de conformidad de obra; estos dos documentos son requisitos para inscribir en los Registros Públicos las obras ejecutadas, exceptuándose dicho requisito en el caso de obras ejecutadas por o para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones Vivienda y Construcción y las requeridas para la Defensa Nacional.
5.6 Las Entidades ejecutoras de obras del Gobierno Regional Hvca, deben dar cumplimiento a lo dispuesto por el D. S. Nº 27-94-MTC (24-12-94), relacionado con la documentación que deben presentar los Organismos del Sector Público a las Municipalidades al iniciar las obras de construcción.
MECANICA OPERATIVA:
VERIFICACION Y RECEPCION DE OBRA
El residente de obra previa anotación en cuaderno de obra solicitará al supervisor de la obra en un plazo de 02 días calendario la verificación de los trabajos, de
encontrarlo conforme se elaborará un acta de culminación de los trabajos, de existir observaciones del Supervisor de la obra, éstas deberán ser totalmente levantadas en un plazo de 05 días calendarios.
Luego, el Ingeniero residente o responsable de la ejecución de la obra, en un plazo no mayor de (10) días de concluida o paralizada la obra por falta de presupuesto o finalizada el Ejercicio Presupuestal, informara a su jefe inmediato sobre la verificación de los trabajos ejecutados de la obra y la recepción de la misma, adjuntando documentos técnicos, financieros y administrativos descritos en el Anexo Nº 01.
6.1 Informe para la Verificación y Recepción de los Trabajos Concluidos:
Documento que formula el Residente de obra con el V°B° del Supervisor de la Obra dando cuenta de la terminación y/o paralización de los trabajos de obra a su cargo, conforme el Anexo N° 01 adjuntando los documentos técnicos siguientes:
• Expediente Técnico Inicial.
• Expediente Técnico Final, conteniendo:
- Metrado final de los trabajos ejecutados y valorizados.
- Metrado de las partidas físicas adicionales.
- Metrado de las partidas físicas reducidas.
- Saldo de materiales valorizados en obra (Liquidación del Movimiento de Materiales en Almacén de la Obra).
- Materiales que adeuda la obra.
- Materiales otorgadas a otras obras en calidad de préstamo.
- Equipos e implementos adquiridos para la obra.
- Especificaciones técnicas de las partidas ejecutadas.
- Planos de Replanteo o Finales de obra.
• Cuaderno de Control de Materiales, Control de Horas Máquina, etc.
• File de Obra.
En caso de que el Ingeniero Residente de Obra, no pudiese remitir alguno de los documentos arriba mencionados, a pesar de corresponderle por el tipo de trabajo realizado, este deberá hacer constar las razones o motivos que se lo impiden.
El Responsable de la Unidad Ejecutora, (Sub Gerencia de Obras o quien haga sus
veces en las Gerencias Sub Regionales) previa revisión y conformidad del informe de corte de obra o el informe final, remitirá toda la documentación a la Gerencia General Regional (según corresponda) en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles, indicando que los trabajos ejecutados se encuentran en condición de ser verificados
y recepcionados por la Comisión de Recepción y Liquidación de Obra.
Si el residente de obra en el plazo previsto no presenta el informe final esta será realizada por el Supervisor de obra, debiendo dar cuenta de dicho incumplimiento a fin de que dicho Residente de Obra, sea sancionado como corresponde y observado
6.2. Nominación de la Comisión de Liquidación:
La Oficina de Supervisión y Liquidación, después de haber recepcionado la documentación técnica- administrativa - financiera, propondrá a la Gerencia General Regional, los integrantes de la comisión de recepción y liquidación de obra, para su designación vía acto resolutivo, quienes dentro de los 10 días
calendarios deben constituirse al lugar de la obra, para constatar el fiel cumplimiento y de encontrar conforme los trabajos acorde al Anexo N° 02 levantaran el Acta de Verificación y/o Recepción de obra y conforme al Anexo Nº 03 se encargaran de efectuar la Liquidación Físico – Financiera de la obra en un plazo no mayor de 30 días de suscrita la referida Acta. La comisión estará integrada como mínimo por tres miembros:
liquidarse,
• Un Contador Público Colegiado, que actuará como Miembro de la Comisión, para la Liquidación financiera
• El Residente de la Obra y/o el Ing. Supervisor, actuarán como Asesores de la Comisión.
6.3. Acta de Verificación y Recepción de Obra:
El Acta de Verificación y Recepción de los trabajos concluidos de la obra elaborado por la Comisión, según Anexo Nº 03 (3.1 ó 3.2), según sea el caso, al término de la verificación y evaluación física indica la conformidad del trabajo ejecutado, en concordancia con los planos, especificaciones técnicas, las pruebas que sean necesarias para comprobar el buen funcionamiento de las instalaciones, equipos y demás requisitos establecidos en el Expediente Técnico.
Los Tipos de Actas a suscribirse son 02:
Acta de Verificación y Recepción.- Si la obra ejecutada tiene características de concluido y apta para su puesta en servicio.
Acta de Verificación.- Si lo ejecutado no podrá entrar en servicio y/o la obra continuará.
Acta a levantarse deberá ser en original y seis (06) copias distribuidas como
- El original, al Expediente Técnico - Administrativo - Financiero
- 01 copia a la Gerencia General Regional
- 01 copia a la Unidad Ejecutora.
- 01 copia a la Comisión de Recepción.
- 01 copia a la Oficina de Supervisión y Liquidación.
- 01 Copia al Residente de obra.
- 01 Copia al Supervisor de Obra,
Si la Comisión no encuentra conforme la ejecución de la obra con los planos finales y especificaciones técnicas, las modificaciones debidamente sustentadas y aprobadas por el Supervisor de obra, o que existan defectos, no se procederá
a la recepción dejando constancia en el Pliego de Observaciones, según el
Anexo Nº 04, el mismo que se remitirá a la Sub Gerencia de Obras o a la Unidad Ejecutora, a fin de que el Ingeniero Residente de obra levante las observaciones, en un plazo máximo de 1/10 del tiempo de ejecución de la obra, que se contabilizará a partir de la recepción del pliego; el Expediente Técnico - Administrativo - Financiero se quedará en poder de la Comisión, debiendo devolver solo los documentos que merecen corrección.
Por consiguiente, es muy importante que cuando el Sub Gerente de obras o el Titular de la Unidad Ejecutora comunique que la obra está lista para la entrega o verificación de terminación de trabajos, el Supervisor de Obra inspeccionará en
forma completa y detallada la conclusión de la obra y será quién certifique previamente que la obra, motivo de entrega y recepción, esté en condiciones del proceso respectivo
6.4. Subsanación de Observaciones:
La ejecutora contara con un tiempo igual a 1/10 del tiempo de ejecución de la obra para levantar las observaciones, al término del levantamiento de las Observaciones, la Unidad Ejecutora comunicará este hecho a la comisión de recepción para que se constituyan a obra en un plazo de 05 días, para que luego de constatar físicamente levanten el Acta de Verificación y Recepción, en Original y seis copias, efectuando su distribución según se ha indicado líneas arriba.
6.5. En caso que no se hayan levantado las observaciones, la Comisión realizara las siguientes acciones:
• Cuando no se ha subsanado la Observación Técnica, se procederá a determinar el valor total de las partidas técnicas observadas, valor que no será considerado en la valorización técnica final corregida de obra. Luego se procederá a la recepción de la obra. El valor observado será imputado a los ejecutores de la obra.
• Cuando corresponda a la observación financiera, se determinará el valor de la documentación (evidencias) observada, luego se restará el total de la rendición de cuenta documentada y se procederá a practicar la liquidación, considerando el último valor determinado.
• El valor de la documentación observada se imputará al Residente y al Asistente Administrativo de la Obra.
• En el plazo más corto se informara a la Unidad Ejecutora a fin de efectuar las acciones y medidas pertinentes tomando en consideración si dichas observaciones ponen en peligro la inversión efectuada y/o atenten a la seguridad de los beneficiarios.
VII. LIQUIDACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS.
La liquidación físico - financiera de una obra, está definida como acción final que es obligatorio realizar, al haber concluido los trabajos físicos de las obras, ya sea como liquidación final (obra concluida apta para su puesta en servicio), o como Liquidación Parcial (obra inconclusa, intervenida o paralizada por causales presupuestales u otras).
La Comisión revisará, analizará y confrontará técnicamente lo verificado físicamente en la obra, con el resultado de la información físico y financiera presentada por las oficinas técnicas y administrativas sobre el detalle de los gastos que demandó la ejecución; obteniéndose el costo real de la obra, evaluándose el proceso constructivo y el manejo presupuestal.
7.1 Plazo de Ejecución de la Liquidación:
Formulado el Acta de Terminación y/o Recepción de los trabajos, la misma Comisión, se encargará de la liquidación físico financiera en un plazo no mayor de treinta (30) días calendarios contados a partir de la fecha de suscripción de la referida Acta.
El informe de la liquidación comprenderá aspectos técnicos y financieros, su contenido referencial será de acuerdo al Formato del Anexo Nº 05.
7.2 Responsables para la formulación y aprobación de la liquidación física financiera de la Obra.
a) Responsabilidad del Ingeniero Residente de Obra:
El Ingeniero Residente de la obra remitirá a la Sub Gerencia de Obras u Oficinas que hagan sus veces en las Gerencias Sub Regionales los siguientes documentos.
La Pre-Liquidación Física, comprendiendo:
- Metrados finales de obra, incluyendo adicionales y reducción de las partidas.
- Declaratoria de Fábrica y/o Memoria Descriptiva valorizada.
- Saldos de materiales de obra entregados al Almacén.
- Cuaderno de obra, debidamente legalizado.
- Cuaderno de control de materiales.
- Partes diarios de las maquinarias
- Expediente técnico original aprobado.
- File de obra.
- Pruebas de control de calidad
Responsabilidad de la Sub Gerencia de Obras y Gerencias Sub Regionales
Realizar el Control de calidad en primera instancia de la documentación presentada por el Residente de Obra y si esta se encuentra completa y acorde a la presente Directiva le corresponde aprobarla, haciendo suyo su contenido, para luego remitir toda la documentación técnica administrativa por intermedio de la Gerencia Regional de Infraestructura a la Gerencia General Regional; solicitando a su vez la recepción de la obra y su liquidación.
Responsabilidad de la Gerencia Regional de Infraestructura y Gerencias Sub Regionales:
Efectuar el control de calidad en primera instancia de la documentación técnica administrativa recepcionada, para remitirla a la Oficina de Supervisión y Liquidación, por intermedio de la Gerencia General Regional recomendando se efectué la recepción y liquidación de la obra dentro del plazo previsto por la normatividad vigente. Paralelamente debe comunicarse a la Oficina Regional de Administración o quien haga sus veces con copia a la Oficina de Supervisión y Liquidación, la culminación de la obra, recomendando que sus estamentos administrativos remitan en un plazo de 10 días a la Oficina de Supervisión y Liquidación la siguiente documentación:
c.1 Oficina de Contabilidad
Antes de la Liquidación de Obra
• Reporte de la Ejecución Presupuestal de la Obra según SIAF-SP.
• El costo financiero de la obra, según análisis de la cuenta Construcciones en Curso.
Después de ser aprobada la Liquidación
• Recepcionada la Resolución Gerencial Regional, aprobando la liquidación técnica financiera de la obra, debe informar la rebaja indicando el Nº de la Nota de Contabilidad y el mes de la sub cuenta Construcciones en Curso.
c.2 Oficina de Tesorería:
• Los comprobantes de pago originales emitidos con cargo al presupuesto de la obra con sus respectivos documentos sustentatorios de gastos, con el objeto de que la Comisión de Liquidación Técnica-Financiera formule la liquidación financiera de la obra, de acuerdo al siguiente detalle:
** Mano de obra: planilla de jornales debidamente firmados, wauchers y formatos varios que evidencien el pago de las retenciones y los aportes. Bienes: facturas, boletas de venta, ordenes de compra. ** Servicios: facturas, recibos de honorarios, contratos de servicios no personales, ordenes de servicio con la firma de conformidad del servicio, informe y/o acta de conformidad, waucher del deposito del impuesto a la renta y/u otros tributos. En caso de viáticos: Rendiciones de viáticos. ** En caso de habilitaciones para caja chica, debe adjuntarse la rendición de cuentas debidamente aprobada por las instancias correspondientes.
En el caso de las Gerencias Sub Regionales deben remitir en original y copia de los comprobantes de pago y sus documentos sustentatorios, en el mismo plazo con el Objeto de que la Comisión de liquidación técnica financiera verifique y formule la liquidación financiera de la obra.
c.3 Oficina de Abastecimiento y Gestión Patrimonial:
• Las PECOSAS emitidas de los bienes adquiridos, firmado por el Almacenero y Residente de Obra; el acta de entrega de los materiales remanentes de obra ingresados al Almacén Central del Gobierno Regional ó Gerencias Sub Regionales, o en su defecto la Nota de Entrada al Almacén emitida por el Almacenero, con su respectiva Nota de Entrada, indicando el mes en el que se contabilizó.
• Relación de materiales de construcción de la obra en el Almacén indicando su estado de conservación (bueno, regular, malo).
• Relación de los bienes en transito (si hubiera).
• Relación de los bienes usados ingresados al Almacén indicando su estado de conservación (bueno, regular).
• El acta de recepción de los bienes patrimoniados y auxiliares adquiridos con cargo al presupuesto de la obra, indicando sus características técnicas y su estado de conservación.
• Expediente del proceso de selección para contratar Residente y Supervisor de Obra.
• Contratos suscritos con el Residente y Supervisor de obra.
Responsabilidad de la Oficina Regional de Administración y las Oficinas de:
Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento y Gestión Patrimonial, y Gerencias Sub Regionales:
Remitir a la Oficina de Supervisión y Liquidación, dentro de los 10 días de haberse concluido la obra, la documentación descrita en los rubros c1, c2, c3) de la presente Directiva.
Responsabilidad de la Oficina de Supervisión y Liquidación:
• Proponer a la Gerencia General Regional, los miembros de la Comisión de Recepción y Liquidación de Obra.
• Autorizar la verificación física de la obra para fines de recepción.
• El control de calidad de la documentación técnica administrativa, en segunda y última instancia.
Responsabilidad de la Gerencia General Regional:
• Designar mediante acto resolutivo la Comisión de Recepción y Liquidación de Obra.
• Revisar y dar trámite a la Liquidación Física Financiera, para su aprobación mediante Acto resolutivo.
• Aprobación de la Liquidación Física Financiera (parcial o total) de la obra mediante Acto Resolutivo.
Responsabilidad de la Comisión de Liquidación de Obras:
Acta de Verificación y Recepción de Obra.
Informe de Liquidación Física Financiera de la Obra.
Responsabilidad de la Municipalidad: Para las obras que se hayan ejecutado por la modalidad de convenio. Efectuar el control de calidad en primera instancia de la documentación técnica administrativa entregada por el Residente de obra, para remitirla a la Oficina de Supervisión y Liquidación, recomendando se efectué la recepción y liquidación de la obra dentro del plazo previsto por la normatividad vigente.
7.3 Documentos Técnicos, Financieros y Administrativos:
Con la finalidad de uniformizar el proceso de Liquidación Técnica y Financiera de las Obras ejecutadas por la modalidad de Administración Directa y Convenio, se describe a continuación los documentos técnicos, financieros y administrativos necesarios para liquidar las obras.
7.3.1 Documentos Técnicos.
Expediente Técnico Inicial.
Expediente Técnico Final, (según anexo 02 y formatos) conteniendo:
- Metrado Final de los trabajos ejecutados y valorizados (F.T.1)
- Metrado de las partidas físicas adicionales (F.T.2)
- Metrado de las partidas físicas reducidas (F.T.3)
- Saldo de materiales valorizados en obra (F.T.4)
- Nota de Entrada al Almacén Central o Sub Regional de los materiales remanentes, emitidos por el Almacenero de la Unidad Ejecutora. (F.T.5).
- Materiales que adeuda la obra (F.T.6)
- Materiales otorgados a otras obras en calidad de préstamo
(F.T.7).
- Materiales transferidos a favor de la obra (F.T.8).
- Acta de entrega al Almacén de la Unidad Ejecutora, de los materiales usados que están en buenas condiciones.(/F.T.9)
- Equipos e implementos adquiridos para la obra (F.T.10).
- Acta de Entrega de las herramientas usadas al Almacén de la Unidad Ejecutora. (F.T.11).
- Planos de Replanteo Finales de obra.
Cuaderno de control de Materiales, Control Horas Máquina, etc.
Declaración de Fábrica o memoria descriptiva valorizada (F.T.12).
File de Obra.
7.3.2 Documentos Financieros. Por cada fuente de financiamiento, según el Anexo N° 05, y los formatos siguientes:
• Información Presupuestal Patrimonial por específica de gastos (F.F.1), (F.F.2), (F.F.3), (F.F.4).
• Saldo de materiales en almacén (F.F.5)
• Bienes en tránsito (F.F.6).
• Anticipos y encargos no rendidos.
7.3.3 Documentos Administrativos.
• Título de propiedad del terreno.
• Licencia de construcción y conformidad de obra otorgados por la Municipalidad para el caso de obra de edificación y necesario para la inscripción en los Registros Públicos (Obra concluida).
• File de Obra (Resolución de aprobación, de modificación, variación de presupuesto, transferencias, paralización.
7.4 Informe de Liquidación:
Es el documento que elabora la Comisión de Liquidación, que consiste en la aprobación de la Información Técnica Financiera de la Obra, consolidando su contenido en la información de:
• El Informe Final de obra o Corte de obra (Liquidación Física).
• El Informe de Ejecución Financiera (Liquidación Financiera).
• Conciliación del Informe Técnico Contable
• Informe Final Valorizado
• Acta de Verificación y Recepción de la Obra.
• Documentos Administrativos o File de Obra.
El Informe final de Liquidación están detalladas y/o resumidas conforme los Anexos N° 02, 03 y 05.
El informe final de liquidación debe presentarse en original y 04 copias para ser adjuntados a la Resolución Gerencial Regional de Aprobación; base para efectuar las transferencias a los estamentos respectivos.
7.5 Aprobación
Una vez recepcionado el Informe de Liquidación de Obra (parcial o final) que contiene el proyecto de Resolución (Anexo Nº 07) la Gerencia General Regional, derivara el expediente a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica para la proyección de la Resolución de aprobación de la Liquidación Técnica Financiera de la Obra. En la parte resolutiva se consignarán:
• La Aprobación de la Liquidación Física Financiera de la Obra.
• Autorización de la rebaja contable de la Sub Cuenta Construcciones en Curso.
• La transcripción de la Resolución a quienes corresponda de acuerdo a Ley.
• Autorizar a la Gerencia Regional de Infraestructura y Oficina Regional de Administración, la transferencia física y contable de la obra al sector beneficiario, de acuerdo a la normatividad vigente, a efectos de rebajar la cuenta Infraestructura Pública.
8.1 Las Obras que hayan sido ejecutados por la modalidad de Convenio deberán tomar en cuenta los anexos contemplados en la liquidación físico financiero de de las obras ejecutadas por administración directa, así como adicionar la información contenida en el anexo Nº 06.
8.2 La Oficina de Supervisión y Liquidación, coordinará a través de la Oficina de Racionalización e Informática con los órganos estructurados, absolviendo dificultades e incompatibilidades que pudiera derivar en la aplicación de la presente Directiva.
8.3 La Oficina de Supervisión y Liquidación goza de plena autonomía en las acciones inherentes a sus funciones asignadas.
8.4 Los bienes patrimoniales y auxiliares adquiridos con cargo al presupuesto de las obras ejecutadas, materia de liquidación física financiera, deberán ser transferidos al Gobierno Regional de Huancavelica, a fin de incrementar sus recursos patrimoniales en salvaguarda de los intereses del Estado.
8.5 El costo de los materiales remanentes de las obras ejecutadas ingresados al almacén deben ser objeto de rebaja contable en la liquidación financiera de la obra; el uso y destino de los mismos debe ser autorizado mediante Acto Resolutivo Presidencial.
8.6 El Residente y/o Supervisor de obra que no cumpla con lo dispuesto en la presente directiva, será observado y sancionado, no pudiendo ser contratado por ninguna modalidad en el ámbito regional.
8.7 La Oficina de Supervisión y Liquidación deberá implementar el record que permita identificar a los residentes y supervisores observados, debiendo comunicar en forma trimestral a la Oficina Regional de Administración y al Oficina de Comunicación y participación Ciudadana para su conocimiento y publicación correspondiente.
9.1 La presente Directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente de su Aprobación mediante Acto Resolutivo.
9.2 Los casos no previstos en la presente Directiva, serán resueltos por la Oficina de Supervisión y Liquidación en coordinación con la Comisión de Liquidación de acuerdo a las Normas vigentes.
10.1 Todos los órganos estructurados que ejecuten Obras, del Gobierno Regional de Huancavelica, son responsables del cumplimiento de la presente Directiva.
10.2 La Oficina de Supervisión y Liquidación es responsable directo del cumplimiento de la presente Directiva.
10.3 La Gerencia Regional de Infraestructura y la Oficina Regional de Administración efectuará el seguimiento y evaluación respectiva del cumplimiento de la presente directiva.
Huancavelica, Febrero del 2,007.
OFICINA DE RACIONALIZACIÓN E INFORMATICA
INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA SOBRE CONCLUSIÓN DE OBRA Y/O PARALIZACION DE OBRA.
: Jefe Inmediato Superior (Sub Gerente de Obras en caso de
la Sede Central/ Director Sub Regional de Infraestructura, en caso de las Gerencias Sub Regionales) : Conclusión y/o Paralización de Obra:
,cuya
,llevada
condiciones de ser recepcionada. La obra fue ejecutada de acuerdo a los Planos y Especificaciones del Expediente Técnico; lo cual el suscrito estima por conveniente se eleve la presente a la superioridad para que se constituya la Comisión para que se levante el Acta de Verificación y Recepción de la obra, que motive el presente, cuyos datos consigno en los siguientes documentos que alcanzo:
1. Expediente Técnico Inicial Aprobado.
2. Expediente Técnico de Obras Adicionales Aprobado.
3. Expediente Técnico Final y/o reformulado aprobado, conteniendo:
3.1 Memoria Descriptiva.
3.2 Metrado final de los trabajos ejecutados y valorizados.
3.3 Metrado de las partidas físicas adicionales.
3.4 Metrado de las partidas físicas reducidas.
3.5 Saldo de materiales valorizados en obra (liquidación del movimiento de Materiales en Almacén de la Obra).
3.6 Materiales que adeuda la obra.
3.7 Materiales otorgadas a otras obras en calidad de préstamo.
3.8 Equipos e implementos adquiridos para la obra.
3.9 Especificaciones técnicas de las partidas ejecutadas.
3.10 Planos de Replanteo o Finales de obra.
3.11 Cuaderno de Obra debidamente legalizado
3.12 Cuaderno de Control de Materiales, Control de Horas Máquina, etc.
3.13 Libreta de Campo.
3.14 Pruebas de Control de Calidad
3.15 File de Obra.
4. Resolución de Aprobación de Expediente(s) Técnico(s)
5. Resolución de Designaciones (Residente y Supervisor de Obra).
6. Título de Propiedad del Terreno.
7. Autorización para el Inicio de Ejecución de la Obra.
8. Acta de Inicio de Obra.
9. Acta de Terminación de Obra
Informe Final del corte de obra o Pre-Liquidación Física a la conclusión de la obra, conteniendo además los rubros descritos en el punto 3 del presente anexo los formatos contenidos en el numeral 7.3 de la Directiva, para la liquidación técnica; y para la liquidación financiera el documento que acredite la culminación de la obra y
la solicitud de la documentación a la Oficina Regional de Administración de los rubros c1, c2, c3 del numeral 7.2.
11. Acta de devolución de saldo de materiales al almacén y/o copia del NEA (Nota de Entrada de Almacén) por material reingresado.
12. Resultados de Análisis (certificados) de los diseños ejecutados.
13. Resultados y/o Acta de Prueba de Funcionamiento de las Instalaciones.
14. Otros documentos que el Residente considere pertinente (especificar).
Es cuanto informo a usted, para su conocimiento y trámite
V°B° Ing. Supervisor de la Obra
INFORME FINAL (INFORME DE CORTE DE OBRA) (LIQUIDACION DE OBRA)
AÑO PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL PROGRAMADO
PRESUPUESTO FINAL EJECUTADO
RESP. ELAB. EXPEDIENTE TECNICO
RESP. EJECUCION DE OBRA
RESP. SUPERVISION TECNICA
RESP. SUPERVISION FINANCIERA
AMPLIACIONES DE PLAZO AUTORIZADO:
FECHA DE TERMINO DE EJECUCION
PERIODOS PARALIZADOS
Indicar si es un proyecto nuevo o si su ejecución es continuación de años anteriores, en cuyo caso debe precisarse la meta, el estado de avance en que quedo en cada periodo de ejecución y la existencia de saldo de materiales u ordenes de servicio pendientes de ejecución, refrendada por la documentación pertinente (ordenes de compra, de servicio, de trabajo, comprobantes de pago, contratos, etc).
III.- DE LA EJECUCION Y ESTADO ACTUAL DE LA OBRA:
1.- Metrado Final de los Trabajos ejecutados y valorizados:
- % Avance Físico Acumulado.
- Los precios son los aprobados en el Expediente Técnico.
2.- Metrado de Partidas Físicas Adicionales.- (obras adicionales).
- % de Avance Físico Acumulado.
- Los precios son los aprobados por la Supervisión e incluidos en le Expediente Técnico adicionada.
3.- Metrado de Partidas Físicas Reducidas:
Programado no Ejecutado
4.- Saldo de Materiales:
Valorizados en Obra, en Almacén o en transito. Formato F.T.4.
Del Expediente Técnico Prog.
• Detallar el Saldo de Materiales valorizados existentes en obra, almacén central (Gerencia Sub Regional) o cualquier otro lugar, indicando sus características principales, estado de conservación, acreditando su ubicación con los documentos pertinentes y el nombre del o de los servidores que están a cargo de su custodia; de corresponder a
material pendiente de entrega por parte del proveedor se adicionara en observaciones el nombre de proveedor y pagador.
• Su elaboración debe estar refrendada por la Liquidación del Movimiento del Almacén de obra.
5.- Materiales entregados al Almacén Central o Sub Regional:
Detallar el Saldo de Materiales de la obra entregados al Almacén debidamente valorizados, de ser posible acompañado por la Nota de Entrada de Almacén, y/o Acta de Entrega debidamente firmado por los responsables.
Formato F.T.5
6.- Materiales que Adeuda la Obra.- Detallar la cantidad y valor del o los materiales utilizados en la obra en calidad de préstamo precisando la obra de donde procede, Nº de orden de Compra, (O/C), con la cual fue adquirido, fecha y autorización del préstamo, adjuntando la documentación sustentatoria correspondiente, conforme F.T.6. Formato F.T.6.
Obra a quien
7.-Materiales Otorgados en calidad de Préstamo de otras Obras.- Indicar los materiales que se hubieran entregado en calidad de préstamo a otras obras y que están pendientes de devolución, precisando la orden de compra con la cual fue adquirido, fecha de otorgamiento y autorización del mismo, debiendo adjuntar la documentación sustentatoria correspondiente, según formato F.T.7.
Formato F.T.7.
8.- Materiales transferidos a favor de la obra: Indicar los materiales que la obra recepcionó en calidad de transferencia de otras obras o del Almacén Central o Sub Regional, los cuales deben estar debidamente valorizados. Adjuntar la Resolución correspondiente.
Formato F.T.8
9.- Relación de los materiales usados que se encuentran en buenas condiciones entregadas al Almacén Central o Sub Regional:
Adjuntar el Acta de Entrega al Almacén Central y/o Sub Regional, de los materiales usados que se encuentran en buenas condiciones, adquiridos con cargo al presupuesto de la obra,
Formato F.T.9
10.- Equipos, Implementos y Bienes Auxiliares Adquiridos para la Obra.- Indicar la relación de equipos, herramientas, que se hallan adquirido con presupuesto de la Obra (Estudio o Equipamiento) que se liquida, precisando el documento con el cual fue adquirido y la ubicación actual del bien. Estas deben ser merituadas como bien patrimonial de la Institución y superar el 1/8 de la UIT. Debe también incluirse en un rubro aparte la relación de los bienes auxiliares adquiridos con cargo al presupuesto de la obra, indicando su ubicación actual. Formato F.T.10
Equip. Imple.
11.- Relación de herramientas usadas entregadas al Almacén Central o Sub Regional:
Adjuntar el Acta de Entrega al Almacén Central y/o Sub Regional, de las Herramientas adquiridas con cargo al presupuesto de la Obra, indicando su estado situacional (bueno, malo, regular).
Formato F.T.11
• Si la Obra, no ha quedado apta para su puesta en servicio, el ingeniero Responsable deberá recomendar la continuación de la ejecución en el siguiente ejercicio, sugiriendo el monto presupuestal, la meta a programar, y la modalidad de ejecución, precisando las razones justificatórias.
• En caso de bienes patrimoniales y auxiliares adquiridos con cargo al presupuesto de la obra, deberán sugerir el destino y uso que debe darse, para tener en cuenta en la liquidación de obra.
• Cualquier otra Recomendación que considere pertinente.
En la ciudad de del
, informe, suscribimos la presente en original y seis (06) copias.
, en señal de conformidad con lo expresado en el presente
* En caso de Gerencias Sub Regionales
……………………………………… Director Sub Regional de Infraestructura
3.1 ACTA DE VERIFICACION Y RECEPCION DE OBRA
(PARA OBRAS CONCLUIDAS TOTALMENTE)
: LOCALIDAD
RESP.ELAB.EXPEDIENTE TECNICO
RESP. EJECUCION DE OBRA.
constituyeron en el lugar de la obra, los miembros de la
Comisión de Recepción y Liquidación de la Obra, nominada mediante Resolución Nº
, de fecha
• Ing. CIP
, Asesor (Residente de Obra y/o Supervisor.)
Con la finalidad de verificar el fiel cumplimiento de la ejecución de la obra, detallado en el Informe Final presentado por el Residente de obra con visación del Supervisor, recepcionar los trabajos ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas del Expediente Técnico y levantar el Acta de Terminación (Recepción).
Al término de la verificación de los trabajos ejecutados, la comisión ha constatado y determinado la CONFORMIDAD detallado en el Informe Final y luego de la CERTIFICACION del Supervisor, de que lo ejecutado se ha ceñido a lo dispuesto por los planos y especificaciones técnicas aprobadas, La Comisión procede a levantar el presente Acta y dar por concluida la ejecución de la obra, quedando encargada la Entidad Ejecutora de coordinar la entrega al Sector que corresponda, para su custodia, mantenimiento, hasta su entrega formal.
suscribe el presente Acta en Original y cinco (05) copias,
CIP Ing Presidente de la Comisión.
Responsable de la Ejecución Asesor
3.2 ACTA DE VERIFICACION
(PARA OBRAS PARCIALMENTE CONCLUIDAS EN SUS METAS)
: LOCALIDAD :
ejecutados, nominada mediante Resolución Nº
, Asesor (Residente de Obra y/o Supervisor.
Con la finalidad de verificar el fiel cumplimiento de la ejecución de la obra, detallado en el Informe de Corte de obra, presentado por el Residente
de obra con visación del Supervisor y recepcionar los trabajos ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas del Expediente Técnico. Al término de la verificación de los trabajos ejecutados, la comisión ha constatado y determinado la CONFORMIDAD detallado en el Informe Final y luego de la CERTIFICACION del Supervisor, de que lo ejecutado se ha ceñido a lo dispuesto por los planos y especificaciones técnicas aprobadas, La Comisión procede a levantar el presente Acta y dar por concluida la ejecución física del ejercicio
la obra en situación inconclusa, siendo responsabilidad de
la Entidad Ejecutora de coordinar la programación en el siguiente ejercicio presupuestal para su terminación y puesta en servicio.
En señal de conformidad con lo expuesto, se suscribe el presente Acta en Original y cinco (05) copias,
Ing Responsable de la Ejecución Asesor
PLIEGO DE OBSERVACIONES Nº
2007-GOB.REG.-HVCA/GG-O.S.y
ejecutados, nominada mediante Resolución Nº integrada por los siguientes Miembros:
Con la finalidad de verificar el fiel cumplimiento de la ejecución de la obra, detallado en el Informe Final de Corte de obra, presentado por el Residente de obra con visación del Supervisor y recepcionar los trabajos ejecutados de
acuerdo a las especificaciones técnicas del Expediente Técnico. Al término de la verificación de los trabajos ejecutados, la Comisión ha determinado las siguientes observaciones:
La Entidad Ejecutora, por intermedio de su Ing.
Residente responsable de la ejecución, deberá levantar el pliego de observaciones planteado
recepción del presente pliego, debiendo hacer conocer a la Comisión su cumplimiento, en su defecto la comisión informará a la superioridad su incumplimiento.
) días calendario bajo responsabilidad, contabilizados a partir de la
LIQUIDACION FISICO–FINANCIERA Nº OSyL-CL.
-2007-GOB.REG.-HVCA/GG-
( PARA OBRAS CONCLUIDAS TOTALMENTE)
OBRA (ESTUDIO/EQUIPAMIENTO)
RESP. SUPERVISION
AMPLIACION DE PLAZO AUTORIZADOS :
II. ANTECEDENTES DE LA OBRA
2.1 De la Aprobación de la Ejecución del Proyecto
2.1.1 Indicar la existencia del Proceso de Pre Inversión
2.1.2 Declaratoria de Viabilidad
2.1.3 Código del Banco de proyectos
2.1.4 Ejecutor del Expediente Técnico
2.1.5 Acta de Entrega del Terreno
2.1.6 Acta de Culminación de Obra
2.1.7 Acta de Recepción Definitiva de Obra.
2.1.8 Documentación Técnica – Económica (Se adjuntará una Relación de Documentación Técnica - Económica al presente.
3.1 Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG
3.2 Resolución de Contraloría Nº 72-98-CG
3.3 Resolución de Aprobación del Expediente Técnico y sus modificatorias
3.4 Resolución de la designación del Residente de Obra, del Asistente Administrativo y Supervisor de Obra.
3.5 Contrato Suscrito del Residente Obra, Asistente Administrativo y Supervisor de Obra.
META PROGRAMADA, DESCRIPCION DE LA OBRA Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA META.
V. LIQUIDACION TECNICA.
5.1 Revisión del Expediente Técnico, debiendo contener:
5.1.1 Alcances de la Obra programado y Ejecutado:
b) Descripción de las áreas ejecutadas
5.1.2 Presupuesto Base Costo Directo Gastos Generales Sub Total IGV Costo Total del Presupuesto
5.1.3 Revisión del Cuaderno de Obra
5.2 Verificación de los Trabajos Ejecutados
5.2.1 Visita a la Obra y levantamiento topográfico para los metrados
5.2.2 Verificación de metrados ejecutados
5.3 Verificación de Metrados Ejecutados y Valorizados:
5.3.1 Metrado Final Valorizado De La Obra (del formato F.T.1)
5.3.2 Metrados de Partidas Físicas Adicionales (Obras Adicionales)
5.3.3 Metrado de Partidas Físicas Reducidas
5.3.4 Saldo de Materiales
a) Valorizados en Obra, en Almacén o en Transito
b) Inventario de Materiales Detalle de los materiales entregados al Almacén Central o Sub Regional, debidamente sustentados con la Nota de Entrada al Almacén y/o Acta de Recepción emitido por el Almacenero. (del Formato F.T.5.)
F.T.5.)
Nº O/C
c) Materiales que Adeuda la Obra
Formato F.T.6.
Materiales Prestados a otras Obras
e) Materiales Transferidos a Favor de las Obras:
f) Relación de los materiales usados que se encuentran en buenas condiciones
f) Equipos e Implementos Adquiridos para la Obra.- Indicar la relación de equipos, herramientas, que se adquirió con presupuesto de la Obra (Estudio o Equipamiento) que se liquida, precisando el documento con el cual fue adquirido y la ubicación actual del bien. Estas deben ser merituadas como bien patrimonial de la Institución; si no superan el 1/8 de la UIT. debe incluirse como bienes auxiliares.
Formato F.T.10
h) Herramientas usadas entregadas al Almacén Central Adjuntar el Acta de Entrega al Almacén Central y/o Sub Regional, de las herramientas adquiridas con cargo al presupuesto de la Obra, indicando su estado situacional (bueno, malo, regular).
5.4.- EVALUACION TECNICA.
5.4.1 Meta Ejecutada
5.4.2 Valorización de Obra
5.4.3 Inversión o Gasto
Personal y Obligaciones
5.4.4 Presupuesto Aprobado
5.4.5 Remesas Otorgadas
5.4.6 Fecha de Culminación Programada
5.4.7 Fecha de Culminación Real
5.4.8 Costo Final de Obra
5.4.9 Entidad que se hará cargo de su Administración y Mantenimiento.
Metrado Base Vs Metrado Real Ejecutado
5.6 Análisis de Costos y Gastos Realizados.
a) Relación de Materiales que Ingresaron a Obra.
b) Cálculo de los Principales Materiales según Metrados Reales:
Cantidad Según
Comentar técnicamente si la cantidad de materiales adquiridos y usados con los previstos están justificados y/o dentro del margen de error y cuales no justifican.
Cuadro Comparativo del Gasto Previsto, con el Gasto Real pagado por el Gobierno Regional de Huancavelica.
Costo Descripción
Contratistas o Servicios
+- Metrados
Apreciaciones Técnicas sobre el Cuadro Comparativo.
5.7 Conclusiones Técnicas.
5.7.1 Determinación del monto final de la Obra
5.7.2 Conciliar si el monto final de Obra concuerda con lo presupuestado (precisar variaciones)
5.7.3 Determinar las características técnicas de la obra concluida.
5.7.4 Señalar si la Obra permite ampliar o mantener el patrimonio del Estado.
5.8 Recomendaciones Técnicas.
VI. LIQUIDACION FINANCIERA.
6.1. Antecedentes Presupuestales.
En este rubro debe hacerse mención los calendarios mensuales aprobados y ejecutados.
Mes/Calendario
6.2.1 De la Documentación Verificada, consignar:
a) La recopilación de los documentos fuentes de las Areas de Abastecimiento y Gestión Patrimonial, Contabilidad, Tesorería y de la Sub Gerencia de Obras.
b) La verificación de la documentación sustentatoria del gasto público (contable y administrativo).
6.2.2 A la Ejecución Presupuestal. En este rubro debe adjuntarse el Cuadro de Ejecución Presupuestal, conteniendo el detalle de los comprobantes de pago emitidos y sus respectivos documentos sustentatorios de acuerdo al formato que se adjunta en el Anexo N° 01 copias del mismo debe ir insertado al Anexo.
6.2.3 Estado Analítico de Ejecución Presupuestal Anual. En este rubro debe adjuntarse el Estado Analítico de Ejecución Presupuestal, conteniendo el detalle de los gastos a nivel de partidas específicas, los cuales deben estar contemplados dentro de los costos directos y gastos generales de la obra, que permita finalmente determinar los porcentajes invertidos en cada uno de ellos. Se adjunta el formato.
ESTADO ANALITICO DE EJECUCION PRESUPUESTAL :
Fuente Financiamiento Modalidad de Ejecución Presupuesto Programado:
Gastos variables y ocasionales
Alimento para personas
Materiales explosivos y municiones
Pasajes y gastos de transporte
Tarifas de servicios básicos
Equipamiento duradero
6.2.4. Resumen de ejecución presupuestal anual:
En este rubro se considera el resumen del estado analítico de ejecución presupuestal, detallado a nivel de costo directo y gastos generales de obra. El formato propuesto es el siguiente:
Obra Componente :
En porcentajes :
6.2.5 Resumen de ejecución patrimonial anual:
a) Conciliado con la Oficina de Contabilidad.
En este rubro se considera el importe ejecutado financieramente, que en algunas veces coincidirá con la ejecución presupuestal, y en otras no, en razón de que no se gastó en su totalidad el presupuesto asignado. El importe consignado en este rubro necesariamente debe coincidir con el importe ejecutado y consignado en el Sistema Integral de Administración Financiera y los análisis de cuentas (de Construcciones en Curso). El formato propuesto es el siguiente:
Factor de ajuste al 31.12.05
b) Revisión y Verificación del Aspecto Tributario.
Comentar si los tributos han sido cancelados en su totalidad y de existir pendientes de pago, detallar los conceptos.
6.2.6 Resumen de ejecución presupuestal:
El cuadro a elaborar es similar al propuesto en el numeral 6.2.4, diferenciándose que éste debe elaborarse en forma global, para fines de liquidación total, cuando la obra ha sido ejecutado varios años, por etapas o por diferentes fuentes de financiamiento.
6.2.7 Resumen de ejecución patrimonial global:
El cuadro a elaborar es similar al propuesto en el numeral 6.2.5, diferenciándose que éste debe elaborarse en forma global, para fines de liquidación total, cuando la obra ha sido ejecutada varios años, por etapas o por diferentes fuentes de financiamiento.
6.2.8 Saldo de materiales en Almacén:
En este rubro debe consignarse el importe valorizado de los materiales remanentes de obra, y que debe elaborarse en base al Informe Final emitido por el Residente de Obra y a la liquidación del movimiento del Almacén de Obra, a su conclusión. Dicho importe, si cuenta con su Nota de Entrada al Almacén debidamente contabilizada, debe efectuarse la rebaja respectiva en los rubros 6.2.7 y 6.2.9 Ejecución Patrimonial Global y Resumen de Liquidación financiera Total, respectivamente; de lo contrario, debe consignarse como una sugerencia para que la Oficina de Contabilidad elabore la Nota de Entrada de Almacén y efectúe la rebaja respectiva.
FORMATO Nº 01 RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANUAL
ESTADO ANALÍTICO DE EJECUCION PRESUPUESTAL :
RESUMEN DE EJECUCION PATRIMONIAL ANUAL :
FORMATO Nº 03 RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL GLOBAL
FORMATO Nº 04 RESUMEN DE EJECUCION PATRIMONIAL GLOBAL
SALDO DE MATERIALES EN ALMACEN :
CUADRO Nº 06 BIENES EN TRANSITO
LIQUIDACIÓN FINANCIERA TOTAL
333.01 Por administración directa
336 Bienes por distribuir
336.04.01 Para uso de la entidad (stock en almacén)(1)
336.04.02
Almacenero)(2)
Son materiales en custodio en el Almacén, no entregados a obra.
Son materiales remanentes de obra ingresados al Almacén.
Costo de Transferencia a la Cuenta de Infraestructura Pública.
6.3 COMENTARIOS FINANCIEROS.
6.4 CONCLUSIONES FINANCIERAS.
6.5 SUGERENCIAS FINANCIERAS.
VII. CONCILIACION DE LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA.
Costo Directo Parcial
Monto x Fuente de Financiamiento
Valorización Total Del Proyecto
Ing. Presidente Comisión Liquidación
CPC Miembro Comisión de Liquidación
Ing. Asesor Comisión (Residente o Supervisor de Obra)
ANEXO Nº 06 (OBRAS POR CONVENIO)
- C/P Nº………… Fecha……………
TOTAL HABILITADO S/.
- R./ Nº…………
Fecha……………
TOTAL RENDIDO
TOTAL HABILITADO S/. TOTAL RENDIDO S/
IMPORTE PENDIENTE DE RENDICION
S/.===============
ANEXO Nº 07 PROYECTO DE RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº …
y demás documentos que corren adjunto, los mismos que constituyen ”
El Informe de Liquidación Técnica Financiera Nº
con Informe Nº
los antecedentes de la presente Resolución, correspondiente a la Obra “
ejecutado en la Localidad de
, por la modalidad de administración directa.
Que, con Resolución Gerencial Regional Nº …………… ”
distrito ……………. Provincia …………………… y departamento de
nuevos soles, con plazo de
se aprobó el Expediente Técnico del (a) proyecto (obra) “ …………………………………
localidad de ……………
……………………; con un presupuesto de s/. ………………………
ejecución de ………………
Que, con Resolución Gerencial Regional Nº ……………se
aprobó la ampliación de plazo por ……………
días. (Cuando corresponda).
Que, con Resolución Gerencial Regional Nº ……………se aprobó adicionales (y/o deductivos) del proyecto (obra) por s/. …………… nuevos soles. (Cuando corresponda).
Que, la Comisión de Liquidación de Obras nominada con la
informa haber
implementado el Expediente de Liquidación Técnica Financiera con los requisitos que establecen
las disposiciones vigentes para la transferencia de la Obra al Sector expedito para el tramite de titulación de Inscripción Registral.
Resolución Ejecutiva Regional Nº
Que, la Dirección de Supervisión y Liquidación con Informe Nº solicita la aprobación de la Liquidación Técnica Financiera del (la) proyecto (obra) referido(a), la misma que es necesario aprobarla para efectos administrativos y legales correspondientes dentro del siguiente detalle:
I.- Características Técnicas, en términos generales.
• Nombre del (la) proyecto (obra)
• Valorización del (la) proyecto (obra): ………………………… que equivale a …………%.
• Presupuesto ejecutado
: ………………………nuevos soles. días.
II.- Características Presupuestales /Financieras.
a) Resumen de ejecución presupuestal :
Proyecto Obra Fuente Financiamiento
b) Resumen de liquidación presupuestal y financiera:

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 

Resolución