Source: http://sistemavenezia.regione.veneto.it/content/art4-impianti-la-gestione-dei-sedimenti-di-dragaggio-e-delle-terre-da-scavo-anche-pericolosi
Timestamp: 2017-04-29 05:23:21+00:00

Document:
Art.4 - Impianti per la gestione dei sedimenti di dragaggio e delle terre da scavo anche pericolosi | Sistema Venezia
Tu sei quiHome » Sezioni » AdP "Moranzani" » Art.4 - Impianti per la gestione dei sedimenti di dragaggio e delle terre da scavo anche pericolosi
Art.4 - Impianti per la gestione dei sedimenti di dragaggio e delle terre da scavo anche pericolosi
TESTO ART.4 AdP "MORANZANI" - formato .doc
Art. 4 A)– Impianti di pretrattamento su area 23 ha
Impianti di caratterizzazione e disidratazione – WBS 23
08.12.2013 Trasmissione da parte del Concessionario regionale del progetto esecutivo validato
16.01.2013 Iniziati lavori propedeutici di realizzazione degli impianti
16.10.2012 Rilasciata Autorizzazione Integrata Ambientale (decr. n. 34/2012)
30.08.2012 SIFA presenta il progetto definitivo in recepimento delle osservazione contenute nella DGR n° 115 del 31.01.2012 - SCARICA IL PROGETTO DEFINITIVO formato zip 67 Mb
28.05.2012 Parere favorevole del CTS SCARICA IL VERBALE CTS formato PDF 530 kb
02.05.2012 SIFA presenta richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale
31.01.2012 Parere favorevole di compatibilità ambientale (DGR n° 115 del 31.01.2012)
03.08.2011 Presentazione alla Commissione VIA Regionale del progetto e del SIA
14.07.2011 Presentazione al pubblico del progetto e del SIA - SCARICA LA PRESENTAZIONE formato zip 30 Mb
30.06.2011 SIFA presenta in Regione il SIA e il progetto definitivo aggiornato ad Aprile 2011– SCARICA IL PROGETTO DEFINITIVO formato zip 44 Mb - SCARICA IL SIA formato zip 44 Mb
29.04.2011 Parere favorevole del CTS sul nuovo progetto SCARICA VERBALE CTS formato pdf 254 kb
19.01.2011 SIFA presenta il nuovo progetto (senza le sezioni di pretrattamento chimico)
20.09.2010 Valutazione preliminare del progetto in CTS con richiesta di integrazioni
10.07.2009 SIFA presenta il progetto definitivo
Art. 4 B)– Impianti di pretrattamento su area 23 ha
Impianti di solidificazioni/stabilizzazioni – WBS NA
19.12.2012 Rilasciata Autorizzazione Integrata Ambientale (decr.n°47/2012) - SCARICA AIA formato zip 320 Mb
18.12.2012 Giunta Regionale approva il parere favorevole di compatibilità ambientale (DGR n°2610)
18.12.2012 SIFA presenta il progetto definitivo, adeguato alle prescrizioni della Commissione VIA - SCARICA IL PROGETTO DEFINITIVO formato zip 91 Mb
05.12.2012 Parere Favorevole n°383, con prescrizioni, di Compatibilità Ambientale rilasciato Commissione VIA
05.09.2012 Presentazione al pubblico del progetto e del SIA
17.07.2012 CTS esprime parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto “Piattaforma logistica in area 23 ha” SCARICA VERBALE CTS formato PDF 590 kb
11.07.2012 SIFA presenta progetto “Piattaforma logistica in area 23 ha – impianto trattamento rifiuti contaminati da inorganici”
Attività sperimentali taratura processi
14.12.2012 TREVI illustra al CTS i risultati della sperimentazione
11.10.2012 Autorizzazione alla sperimentazione processo “Limocon” (decr. n°33/2012)
14.05.2012 CTS esprime parere favorevole sul processo “Limocon” SCARICA PROPOSTA LIMOCON formato PDF 6,3 Mb
04.05.2012 SIFA presenta domanda per autorizzazione processo “Limocon”
02.05.2012 Proroga autorizzazione processo “Novosol” (decr. n°18/2012)
19.04.2012 Proroga autorizzazione processo “Hegemann-Infrasoil” (decr. n°16/2012)
29.02.2012 Richiesta proroga autorizzazione processi “Hegemann-Infrasoil” “Trevi” “Novosol”
15.12.2011 Rinnovo autorizzazione a processi “Novosol” e “Mapei” (decr.n°30/2011)
30.11.2011 Autorizzazione alla sperimentazione su nuovo sito del processo “Trevi” (decr. n°29/2011)
19.10.2011 CTS esprime parere favorevole su richiesta Trevi spostamento su altro sito SCARICA VERBALE CTS formato pdf 183 kb - SCARICA PROPOSTA TREVI formato zip 15 Mb
27.05.2011 Rinnovo dell’autorizzazione alla sperimentazione del processo “Trevi” (decr. n°15/2011)
20.05.2011 Rinnovo dell’autorizzazione alla sperimentazione del processo “Hegemann-Infrasoil” e nuova localizzazione impianti sperimentali (decr. n°13/2011)
17.05.2011 Approvato il documento “Criteri di stabilità, non reattività, biodegradabilità e monolicità dei rifiuti” (decr. n°10/2011)
29.04.2011 CTS valuta il documento “Criteri di stabilità, non reattività, biodegradabilità e monolicità dei rifiuti” al fine di consentire lo smaltimento di tali rifiuti speciali, classificati come “rifiuti pericolosi”, nella discarica per rifiuti non pericolosi
29.10.2010 Autorizzato svolgimento di attività sperimentali per processi di separazione granulometrica, lavaggio sedimenti (Processo “Trevi”) e solidificazione/stabilizzazione (Processo “Hegemann-Infrasoil”) (decr. n°18/2010)
06.10.2010 Rinnovo dell’autorizzazione alle attività sperimentali su rifiuti non pericolosi e pericolosi (processo “Novosol” e “Mapei”) (decr. n°14/2010)
09.11.2009 Autorizzato svolgimento di attività sperimentali per processi di stabilizzazione/solidificazione su rifiuti pericolosi (Processo “Novosol” e “Mapei”) (decr. n°20/2009)
14.07.2009 Autorizzato svolgimento di attività sperimentali per processi di stabilizzazione/solidificazione su rifiuti non pericolosi (Processo “Novosol” e “Mapei”) (decr. n°13/2009)
Art. 4 C) - Cassa di colmata in ampliamento Molo Sali (per sedimenti oltre C NON pericolosi) – WBS MS
31.03.2014 In corso refluimento di sedimenti. Refluiti circa 303.000 mc
20.02.2014 Il Concessionario regionale trasmette la seconda perizia di variante che propone la risoluzione della criticità (cedimento di palancolato) che riduceva la potenzialità inizialmente prevista a 500.000 mc, ripristinando la capacità originaria di 750.000 mc
12.10.2010 Rilasciata autorizzazione al refluimento di sedimenti – Lotto 1 (decr. n°16/2010)
16.12.2009 Approvazione Perizia di variante Cassa di colmata “Molo Sali” (decr. n°28/2009)
07.12.2009 Rilasciata autorizzazione all’utilizzo Vasche di caratterizzazione su Lotto 1 (decr. n°26/2009)
25.11.2009 Rilasciata autorizzazione al refluimento di sedimenti – Lotto 2 (decr. n°23/2009)
19.01.2009 Consegnati lavori di allestimento
18.09.2008 Approvazione progetto (decr. n°10/2008)
20.05.2008 SIFA presenta il progetto della cassa di colmata (della capacità di 750.000 mc)
2005-2006 APV realizza il palancolato di contenimento per la bonifica di una porzione del Canale Industriale Nord, in adiacenza al Molo Sali
Art. 4 D) – Discarica Moranzani – WBS DM
24.03.2014 Avvio dei lavori di realizzazione della Discarica
18.12.2013 Trasmissione da parte del Concessionario del Progetto Esecutivo validato
02.09.2013 Nota di richiesta al Concessionario SIFA S.c.p.a. di avvio dei lavori di approntamento del Lotto 1/fase 1 e del Lotto 2/fase 1 della Discarica
16.01.2013 Avvio dei lavori propedeutici per la realizzazione della Discarica
18.12.2012 Con DGR n°2609 la Giunta Regionale prende atto del parere n°382/2012 della Commissione VIA
05.12.2012 Commissione VIA esprime, con parere n°382, giudizio favorevole di compatibilità ambientale al possibile utilizzo di rifiuti pericolosi resi stabili e non reattivi, per mezzo di trattamento denominato HPSS, per la realizzazione dello strato drenante della discarica Vallone Moranzani
16.10.2012 Decreto AIA per costruzione e gestione della discarica (decr. n°34/2012)
25.07.2012 SIFA trasmette progetto definitivo che recepisce le prescrizione della DGR n°115/2012 e del CTS del 28.05.2012 SCARICA VERBALE CTS formato PDF 530 kb - SCARICA PROGETTO DEFINITIVO formato zip 307 Mb
29.08.2012 Approvazione messa in sicurezza Moranzani B (decr. n°30/2012) – SCARICA IL PROGETTO MISP formato zip 33 Mb
31.07.2012 Unione Europea esprime parere favorevole sull’utilizzo, nella discarica, di rifiuti come materiali da costruzione
28.05.2012 CTS esprime parere favorevole su progetto definitivo della discarica per il rilascio dell’AIA e sull’utilizzo di rifiuti derivanti dal processo HPSS per la realizzazione del dreno di fondo della discarica SCARICA VERBALE CTS formato PDF 530 kb 02.05.2012 SIFA presenta richiesta per Autorizzazione Integrata Ambientale per costruzione discarica
31.01.2012 DGR n°115/2012 con cui la Giunta Regionale prende atto del giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale, espresso dalla Commissione VIA con parere n° 329 del 14.12.2011
14.07.2011 Presentazione al pubblico del progetto e del SIA SCARICA PRESENTAZIONE formato PDF 3,2 Mb
30.06.2011 SIFA presenta, in Regione, il SIA e il progetto definitivo SCARICA IL PROGETTO DEFINITIVO formato zip 240 Mb - SCARICA IL SIA formato zip 37 Mb - SCARICA LA SINTESI NON TECNICA formato zip 2,9 Mb - SCARICA LA VINCA formato zip 4,9 Mb
29.04.2011 CTS esprime parere favorevole sul progetto definitivo della discarica SCARICA IL VERBALE DEL CTS formato PDF 255 kb
28.03.2011 CTS prende atto dell’adeguamento del progetto definitivo della discarica “Vallone Moranzani” in conformità alle prescrizioni del CTS del 24.01.2011 SCARICA IL VERBALE CTS 28.03.2011 formato PDF 335 kb - SCARICA IL VEBALE CTS 24.01.2011 formato PDF 547 kb
24.01.2011 CTS prende atto delle modifiche che saranno apportate al progetto definitivo, su cui esprimerà parere successivamente
13.01.2011 SIFA presenta le integrazioni richieste
20.09.2010 Illustrazione e valutazione preliminare del progetto in CTS SCARICA VERBALE CTS formato PDF 312 kb
10.07.2009 SIFA presenta il progetto definitivo (della capacità di 2.000.000 mc), comprensivo della MISP delle aree delle discariche esistenti
D.1 – Acquisizione Aree”Moranzani A” e “Moranzani B”
19.03.2014 trasmissione da partedi SIFA del Progetto Esecutivo validato della MISP in area "Moranzani B"
01.04.2013 SIFA ha comunicato l’avvio dei lavori propedeutici della MISP in area "Moranzani B"
01.06.2012 SIFA acquisisce area Rossi Luciano
27.09.2011 SIFA acquisisce area ex Montedison
21.07.2011 SIFA stipula i contratti definitivi
14.10.2010 Decreto del MATTM che voltura a SIFA il progetto di bonifica dell’area Moranzani B già intestato a Syndial
11.03.2010 SIFA formalizza contratti preliminari
D. 2 – Volumetrie presenti in area Vallone Moranzani
23.04.2012 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°78 che rende esecutivo l’Accordo di Programma
01.12.2011 Sottoscrizione dell’Accordo di Programma
01.12.2011 Conferenza dei Servizi decisoria (Regione Veneto) esprime parere favorevole al progetto adeguato alle prescrizioni e al testo dell’Accordo di Programma
29.07.2011 Conferenza di Servizi decisoria (Regione Veneto) esprime parere favorevole con prescrizioni al trasferimento diritti volumi edificatori e alla variante urbanistica
13.04.2011 Soprintendenza ai Beni Culturali e Paesaggistici rilascia l’autorizzazione paesaggistica
11.04.2011 Syndial presenta nuovo progetto
29.04.2010 La Soprintendenza ai Beni Archeologici del Veneto richiede uno studio di impatto archeologico
04.03.2011 Commissario Delegato chiede a Syndial di adeguare il progetto alle richieste formulate dalla Soprintendenza ai BB.AA.PP di Venezia.
03.02.2010 Regione Veneto indice Conferenza di Servizi istruttoria
13.01.2010 Syndial presenta Piano di Lottizzazione

References: Art.4

Art.4
 ART.4

Art. 4

Art. 4

Art. 4

Art. 4