Source: https://fr.scribd.com/document/366284601/Ficha-Tecnca-Oyon
Timestamp: 2020-05-25 09:25:23+00:00

Document:
Ficha Tecnca Oyon | Presupuesto | Software
enregistrerEnregistrer Ficha Tecnca Oyon pour plus tard
Modelo Informe de Auditoría OCI
QykAfz4ze
{MODIFICADO)
REQUERIMIENTO Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.
CONDICIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS PARA LOS EJECUTORES DE OBRAS QUE CONTRATAN CON PROVIAS NACIONAL
OBRA: " MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON ·AMBO, TRAMO 1: OYON - DESVÍO CERRO DE PASCO".
EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
El expediente técnico aprobado por PROVIAS NACIONAL, es el documento que define las características técnicas del proyecto a partir de las cuales se ejecutará la obra, describiendo de manera precisa las principales características de esta (planos) , definiendo igualmente los aspectos técnicos requeridos para su ejecución (especificaciones técnicas y estudios específicos realizados/Estudio de suelos, hidrológicos, cálculos para el diseño de estructuras, etc.) , así como su costo (presupuesto y análisis de precios unitarios) y cantidades referenciales de trabajo a ejecutar (metrados).
El expediente técnico determina y define el plazo de ejecución de obra, calculado en base a rendimientos (de equipos y mano de obra) considerados en las diferentes partidas que conforman el presupuesto de obra, los que toman en cuenta las características climáticas y de altura de la zona (msnm) donde se ejecutará la obra; los rendimientos utilizados en los precios unitarios asumen las condiciones de altura que afectan a los equipos y personal de obra, así como en el caso de lluvias su periodo de presencia, por lo que solo bajo situaciones extraordinarias se podría ver afectado el plazo de ejecución.
AREA USUARIA. Unidad Gerencial de Obras de PROVIAS NACIONAL.
OBJETO. CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA CONTRATISTA QUE EJECUTARÁ LA OBRA:
" MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO, TRAMO 1: OYON - DESVÍO CERRO DE PASCO"
FINALIDAD PÚBLICA 27
Brindar a los usuarios un medio de transporte eficiente y seguro que contribuya a la integración económica y social de la región, mejorando la accesibilidad de las poblaciones a los centros de consumo de la Región, generando mejores ingresos económicos cont ribuyendo a su desarrollo y a su integración con el país.
DECLARATORIA DE VIABILIDAD Y VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD
" MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO, TRAMO 1: OYON • DESVÍO CERRO DE PASCO"
El lugar de ejecución de la obra es el siguiente :
CAYNA;
COLPAS,
PROVINC IAS
HUACAR y SAN FRANCISCO DANIEL A. CARR ION, OYON, AMBO.
PASCO -LIMA- HUANUCO
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON -A MBO
Código SNIP del PIP
(Informe Técnico W 1856-2016-MTC/09.02)
verificación de la viabilidad
Expediente Técnico aprobado mediante
R.D N° 1311-2015-MTC/20 ; fraccionamiento y actualización mediante R.D N° 287-2017-MTC/20
y 03.05.2017
27 Según Art. 16 de la Ley tr 30225- Ley de Contrataciones del Estado.
e) PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:
Aprox. 48.94 Km. (Corresponde a la progresiva de la Vía principal Oyón
977.92)
Dv. Cerro de Paseo (Km. 181 + 000) y el Ramal Oyón
Km. 136+780 - Km. 139+698.16)
Primaria : Nacional
Orográficas Tipo de Pavimento
Tipo 3 y4 Losas de Pavimento Rígido
Ancho de Calzada (Total)
Ancho de la Berma
Ancho y Altura de Cuneta
1.05 m- 0.35 m
Velocidad de Directriz
Kmlhr a 50 kmlhr.
Radio max. Longitud de la curva vertical Peralte max.
m (20m en curva de vuelta)
Pendiente Maximo Base
Yanamayo (93%) - Rupay ( 97%) - Patón macizo rocoso (85 %) Yanamayo (45%)- Rupay (61%)- Patón macizo rocoso (85%)- Huantaja/la (76%)
Bombeo de Ca lzada
0.50 m (solo en el lado en relleno)
Obras de Drenaje (Cunetas yAlcantarillas)
Triangu lares
Dv. Cerro de Paseo
En concordancia con el Artículo 178° del Reglamento, la Entidad podrá solicitar la entrega y aprobar la recepción parcial de secciones terminadas de la obra. Esta recepción parcial no exime al contratista del
cumpli miento del
plazo de ejecuci ón; en caso contrario, se le aplican las penalidades correspond ientes.
• Ubicación de la Obra:
f) DEFINICIONES Y OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES A LA CONTRATACIÓN.
l. NORMATIVA TÉCNICA. Serán de aplicación:
- Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras (EG-2013).
- Manual de Ensayos de Materiales para carreteras (EM-2000)
- Manual de Diseño Geométrico de Carreteras.
- Manual de Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos.
Las normas técnicas citadas precedentemente que incluyen sus respectivas modificaciones de ser el caso, vigentes a la fecha de aprobación del expediente técnico de la obra, complementan , suplen o priman sobre cualquier disposición general contenida en el expediente técnico aprobado
(no aplicable a disposiciones específicas no consideradas en las normas señaladas).
11. PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA.
El plazo de ejecución de la obra es de Setecientos Veinte (720) días calendario .
El inicio del plazo de ejecución de obra se efectuará de conformidad al Art. 152 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
El plazo de vigencia del contrato será desde el día siguiente de la suscripción del contrato hasta su liquidación final consentida y efectuado el pago que corresponda.
111. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA
Es la secuencia lógica de actividades constructivas que deben realizarse en un determinado plazo de eíecución; la cual debe comprender todas las actividades aun cuando no tengan una partida específica de pago, asi como todas las vinculaciones entre actividades que pudieran presentarse . El Programa de ejecución de obra debe elaborarse aplicando el método CPM. (Definición incorporado por el Art. 2 del D.S W 056-2017-EF).
Las relaciones de precedencia que se establezcan entre las distintas actividades deberán
responder a su necesidad técnica, no se podrán establecer estas sin la debida justificación de ejecución obligatoria previa y/o igual a la actividad principal.
El calendario de avance de obra valori zado sustentado en el programa de ej ecución de obra (CPM) no necesariamente debe ser idéntico al calendario de avance de obra valorizado del expediente técnico, toda vez que el ganador de la buena pro deberá elaborar su propio calendario de avance de obra valorizado sustentado en el programa de ejecución de obra (CPM) concordante con su oferta y programación, siempre que mantenga los criterios de ejecución, secuencia lógica de las actividades y plazos determinados en función a sus rend imientos, temporalidad y represente la optimización de los criterios establecidos por la ENTIDAD; el cual, deberá ser aprobado por la ENTIDAD.
No se podrá suscribir el Contrato por responsabilidad del Contratista, si es que no cuenta con el vosodel Área Usuaria.
Importante. Para la firma del contrato, el postor ganador debe entregar el archivo digital conteniendo el programa de ej ecución de obra PERT- CPM.
RUTA CRÍTICA DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA
Es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra cuya variación afecta el plazo total de ejecución de la obra.
Será a PRECIOS UNITARIOS. Se entiende que el precio unitario ofertado considera las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas, y las cantidades referenciales (metrados) contenidas en las bases {Presupuesto referencial), así como cualquier otro factor que a criterio del Postor considere no ha sido tomado en cuenta por la Entidad, y que le podría ocasionar un mayor costo.
El detalle de los precios unitarios 28 que el postor debe presentar en su oferta (físico), deberá especificar de manera precisa el rend imiento uti lizado en estos (obtenido a partir de los equipos que participan en este trabajo), igualmente para las partidas en general cuando estén conformadas por sub-partidas.
Para la firma del contrato, el postor ganador debe entregar el archivo correspondiente en un software especializado de uso generalizado con la información requerida. Se presentará igualmente el listado de insumos por especialidad (Mano de obra, materiales y equipos) que res ultan del presupuesto de obra ofertado.
Solamente el Postor Ganador deberá presentar el detalle físico del Análisis de precios
unitarios de su oferta {partidas y subpartidas), así como , el desagregado
generales fijos y variables, como parte de los documentos para el perfeccionamiento del
Asimismo, se presentará en forma electrónica {software de la especialidad de uso generalizado.
FORMULA POLINÓMICA Formula Polinómica o formula de reajuste, es la representación matemática de los componentes a nivel de costos de una obra, que sirve para reconocer al Contratista los mayores costos producto de la variación de precios de los insumos que la conforman, entendiéndose que esta ha sido elaborada considerando los elementos más representativos en la oportunidad de su elaboración. Los postores en la etapa del proceso de selección, están obligados a revisarla y a comunicar cualquier observación que consideren necesaria, luego de suscrito el contrato se
28 Articulo 31.- Contenido mínimo de las ofertas, del Reglamento de la ley N" 30225 de Contrataciones del Estado
entiende que la aceptan y que no corresponde reclamo alguno por este concepto o situación posterior derivada de ella.
GASTOS GENERALES (GG):
Son aquellos costos indirectos que el contratista debe efectuar para la ejecución de la prestación a su cargo, derivados de su propia actividad empresarial, por lo que no pueden ser incluidos dentro de las partidas de las obras o de los costos directos del servicio.
GASTOS GENERALES FIJOS (GGF) Son aquellos que no están relacionados con el tiempo de ejecución de la prestación a cargo del contratista.
GASTOS GENERALES VARIABLES (GGV) Son aquellos que están directamente relacionados con el tiempo de ejecución de la obra y por lo tanto pueden incurrirse a lo largo de todo el plazo de ejecución de la prestación a cargo del contratista.
Si bien este gasto se estima en función del plazo de ejecución contractual, su real procedencia obedece a su relación con los trabajos contratados, es decir están en concordancia con los recursos de personal técnico y administrativo y logístico del contratista, necesarios para la ejecución de la obra (tipo y cantidad de trabajo contratado). En ese sentido, como su pago periódico (mensual) está en función del trabajo ejecutado (como porcentaje del avance físico de la obra) , su reconocimiento se da dentro del plazo realmente utilizado para la ejecución de los trabajos contratados , no corresponde por este motivo reconocer GGV en los casos de ampliaciones de plazo por ejecución de prestaciones adicionales de obra, que tienen su propio gasto general.
La Entidad reconocerá los GGV debidamente acreditados, solo en los casos de ampliaciones de plazo y bajo las condiciones establecidas en los Artículo 169° y 171 o del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, las ampliaciones de plazo por la ejecución de adicionales de obra solo dan derecho al reconocimiento de los GGV propios de su ejecución, entendiéndose que el plazo contractual que pudiese ampliarse por esta causa, está cubierto por los GGV del contrato principal.
El contratista podrá acordar con terceros la subcontratación de parte de las prestaciones a su cargo, debiendo realizarlas en el marco de lo dispuesto por el Artículo 35°.- Subcontratación de la Ley W 30225 de Contrataciones del Estado y Artículo 124°.- Subcontratación de su Reglamento, la entidad se reserva el derecho de autorizarlas.
OBLIGACIÓN DE PERMANENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA.
Es obligatoria la permanencia en obra de todo el personal del Contratista, de acuerdo a su oferta técnica. En los casos de ausencia del personal en obra por motivos de bajada o descanso por trabajos en zonas alejadas del hogar con una duración máxima de 07 días, de atención médica u otra causal, el Contratista está obligado a informar oportunamente al Supervisor y este a la Entidad de manera detallada, por medio escrito o vía correo electrónico en casos de emergencia, debiendo en este último caso regularizar tal comunicación.
Toda ausencia del personal no comunicada y no autorizada por la Entidad, será materia de
descuento por los días que dure esta, no se admitirán ausencias de personal mayores a 07 días,
caso de presentarse serán consideradas como un incumplimiento contractual.
En aplicación del Artículo 134°.- Otras penalidades del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se establecen las siguientes
En caso culmine la relación
contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no
haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y califi caciones del profesional a ser reemplazado.
Una (1) UIT vigente en la oportunidad que se
al periodo en que se produce
Por cada día de ausencia del personal en obra, se entiende que el personal presta sus servicios en el lugar de la obra
UNA (1) UIT vigente en la oportunidad que se produce la infracción por cada día y por cada personal ausente.
Según Informe especial Mensual de obra del
la ausencia o del mes siguiente. También se podrá acreditar con un informe del
Administrador de Contrato o de
Supervisión y Calidad de PVN.
Es preciso indicar que en cada caso en particular, deberá determinarse si cierto evento constituye un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor a efectos de penalizar o no al contratista en cuanto a la ausencia de los profesionales.
programados, a efectos de no
Si el contratista o
su personal , no
Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada dia de dicho impedimento. Según
permite el acceso al cuaderno de
Según anotación de cuaderno de obra y/o Informe especial del Supervisor correspondiente al periodo en que se produce el hecho.
obra al Supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias
especial istas propuestos en su oferta técnica, en el periodo comprendido desde la fi rma del contrato, y hasta el primer 50% del plazo de ejecución contractual, por
Se acredita con la solicitud de cambio del contratista, presentada al Supervisor y/o Entidad.
considerarse que la contratación
llevada a cabo se realiza en el
penalidad del 0.15% del
Esta penalidad, no se aplicará solo en los casos de muerte o
marco de los principios de eficiencia, de trato justo e igualitario y Equidad. Esta penalidad, no se aplicará solo en los casos de muerte o enfermedad incapacitante del profesional a ser remplazado.
enfermedad incapacitante del profesional a ser remplazado.
En cada caso en particular, se determinará si cierto evento constituye un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor a efectos de penalizar o no al contratista en cuanto al cambio de los profesionales. •
Por SUBCONTRATAR parte de las
acred ita con
prestaciones a su cargo sin la autorización escrita de PROVIAS
penalidad del UNO por ciento (1%) del monto del contrato original
Supervisor que
124°.-
Subcontratación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
~} Por valorizar trabajos sin ceñirse a las bases de pago de las especificaciones técnicas y/o valorizar trabajos no ejecutados (sobre - valorizaciones, valorizaciones adelantadas, etc.), que ocasionen pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes; sin pe~uicio de las acciones legales que pudieran corresponder. ~) Por presentar y valorizar trabajos de obras adicionales dentro de la
revisión y/o evaluación de la
correspondiente valorización
e), d) y e)
Se acredita con un
informe especial del supervisor y/o Administrador de Contrato
principal contratada . Se precisa
que los mayores metrados no se considera para la aplicación de esta penalidad. le) Por no presentar el calendario de
actualizado a la fecha de inicio de obra y su Programación CPM correspondiente, a la Supervisión, dentro del plazo de siete (07) días calendario del inicio de la obra. ~) Por no presentar al Supervisor el Calendario de avan ce de obra valorizado actualizado y su Programación CPM correspondiente, dentro del plazo establecido por el Articulo 170.-
Procedimiento de Ampliación de
penalidad del 0.15% del Contrato original.
Plazo del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. ~) Por atrasos y/o par a l izaciones de los trabajos o actos programados, consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones laborales con
su personal de obra (pago de remuneraciones oportunas, etc).
equ ivalente
Se acredita con un informe especial del Supervisor y/o Administrador de Contrato y/o Unidad Gerencial de Supervisión y Calidad de PVN.
En caso el CONTRATISTA no
contara con el equipo ofertado para la ejecución de la obra.
Valorización del mes en
La penalidad se aplicará en el caso que el contratista no contara con el equ ipo ofertado para la ejecución de la obra, de acuerdo al calendario de movilización de equipo.
que se detecta
En caso EL CONTRATlSTA incumpla con su obligación de impJementar la
Equivalen te a (2/1 0000) del monto del contrato
Supervisor v/o
señalización diurna y nocturna que la obra requiera a fin de evitar accidentes y brindar la seguridad necesaria a los usuarios de la vía.
Administrador de Contrato y/o Unidad Gerencial de Supervisión y Calidad de PVN.
evidencie la falta.
Equivalente a (5/10000) del monto del contrato original por cada oportunidad que se evidencie la falta.
Se acreditara con
En caso EL CONTRATISTA incumpla
documento del Supervisor y/o Administrador de Contrato .
con su obligación de mantener vigentes las pólizas de seguros
- Las penalidades distintas a la mora se aplicarán cada vez que se detecte la falta.
- En cada caso en particular, se determinará si cierto evento constituye un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor a efectos de penalizar o no al contratista. Se procederá de conformidad a la normatividad e contrataciones del Estado, vigente.
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada, será de siete (07) años, contados a partir de la recepción de la obra, de conformidad con el Artículo 40° de la Ley W 30225 de Contrataciones del Estado.
Se precisa que una de las cobertura incluidas en las pólizas que el Contratista contrate para la obra, en particular la referida a perdidas físicas o daños materiales, a consecuencia de un evento accidental, súbito e imprevisto, caso de un derrumbe, deberá cubrir no solo el daño causado a la obra (reparación/reconstrucción), sino también la limpieza de los escombros y el derrumbe (material deslizado) propiamente dicho y que ocasiono el evento. Es responsabilidad del Contratista prever esta cobertura.
Se otorgará adelanto directo por el 10% y para materiales e insumos por el 20% de conformidad a lo establecido en el Art. 155° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
No se ha establecido un porcentaje mínimo para estos casos.
Con disponibilidad física del terreno, según el Memorándum W 3591-2017-MTC/20.15 del 17.05.2017 e Informe W 117-2017-MTC/20. 15.1/EMV del 09.05.2017, emitido por la Unidad Gerencial de Derecho de Vía de PROVIAS NACIONAL; se entiende cumplida esta disposición, en tanto la Entidad cuenta con suficiente poder legal para determinar u ordenar lo que debe hacerse con el terreno en él que se ejecutará la obra.
La Entidad entregará al Contratista los terrenos necesarios para la ejecución de la obra.
DISPOSICIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO N° 1339-2017/0SCE-DGR RESPECTOA LOS DME Tener en cuenta que las áreas que se consideraran como Depósitos de Materiales Excedentes, conforme a lo señalado en el informe técnico del Comité de Selección, serán los siguientes:
(h~l
km 152•900
km 154+170
km 162•2801\
km1B2+ 710
km 168 ::;80
100•8~0
i. Forma parte del presente capitulo, el expediente técnico de la obra, que se encuentra en el siguiente link 2 9:
http://www.proviasnac.gob.pe/frmConcursosylicitaciones.aspx?idmenu=1345
ii. Los requisitos mínimos de los recursos humanos (plantel profesional clave), equipamiento (equipo y/o maquinaria) y experiencias del Postor, se encuentran desarrollados en el Numeral 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION, del presente Requerimiento.
Se adjunta Especificación Técnica de las Partidas indicadas en el pliego de consultas y/u observaciones en Anexo adjunto.
1 3.2 REQUISITOS DE CALI FICACIÓN
Por el tamaño del archivo no permite registrarse en el SEACE
Documents similaires à Ficha Tecnca Oyon
19-1306-00-935616-1-1-documento-base-de-contratacion.doc
ABHpuPUi
ET pozo tarija CNS
NPA0xvrirxGzc
dbs deposito sucre.docx
INTERVENTORIA TECNICA.pdf
Miguel Lara Puerta
ORLANDO Q-C
BASES__AS_005RIO_RIMAC_20180323_162905_908
000737_adp-17-2006-Hma-pliego de Absolucion de Consultas (2)
Hawaiana - Docena 2018
Carretera Tambo San Miguel-Ayacucho
Proceso de curado de pavimento de concreto cap1.pdf
Silabo Analisis Estructural i 2016
El Contrato De Agencia Comercial Y Los Cambios Introducido
132919600 Api21 Aula Electrica
caso planeacion.docx
Evelyn Patricia Aramayo Coaquira
Matriz Análisis de Datos

References: Artículo 178
 Artículo 169
 Artículo 35
 Artículo 124
 Artículo 134
 Artículo 40