Source: http://docplayer.it/8918792-2-stima-sintetico-comparativa-del-costo-di-costruzione-con-individuazione-delle-incidenze-percentuali-e.html
Timestamp: 2017-10-18 19:26:53+00:00

Document:
2. Stima sintetico-comparativa del costo di costruzione con individuazione delle incidenze percentuali e - PDF
Download "2. Stima sintetico-comparativa del costo di costruzione con individuazione delle incidenze percentuali e"
1 Università IUAV di Venezia - Corso di Valutazione estimativa del progetto Prof. Stefano Stanghellini Esercitazione Stima del costo di costruzione di un opera (secondo le modalità del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni e integrazioni e del Regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010). Lo scopo dell esercitazione è quello di ripercorrere l iter progettuale di un opera architettonica (dal progetto preliminare al definitivo fino all esecutivo), affrontandone i temi estimativi. Lo studente, sulla base del progetto elaborato nell ambito del laboratorio integrato, deve produrre un elaborato tecnico contenente: 1. Relazione illustrativa 2. Stima sintetico-comparativa del costo di costruzione con individuazione delle incidenze percentuali e dell importo di ciascuna categoria di lavorazione prevista in progetto 3. Quadro economico di progetto 4. Diagramma di Gantt, cronoprogramma e durata contrattuale dell intervento 5. Stima del Costo Unitario del Pacchetto CME Inoltre, per almeno tre pacchetti costruttivi (es. solaio, copertura, chiusure verticali, partizioni,...), lo studente deve effettuare una analisi del costo unitario e l elaborazione del computo metrico estimativo (CME) sulla base delle indicazioni sotto riportate. I pacchetti, al fine della redazione del CME, dovranno essere tecnologicamente definiti al dettaglio, con l indicazione dei materiali e delle relative dimensioni (spessori, ecc.). 1. Relazione illustrativa La relazione di progetto dovrà specificare in modo chiaro, esaustivo e sintetico, le principali scelte progettuali (ubicazionali, di collocazione nel sito, viabilità, distribuzione aree esterne, scelte compositive, distribuzione interna, accessibilità alle barriere architettoniche, scelte strutturali, impiantistiche, tecnologiche, dei materiali secondo gli standard tecnici richiesti dalla committenza e dalle normative vigenti). 2. Stima sintetico-comparativa del costo di costruzione con individuazione delle incidenze percentuali e dell importo di ciascuna categoria di lavorazione prevista in progetto Dovrà essere individuato il costo di costruzione totale dell edificio attraverso un procedimento sinteticocomparativo, mediante raccolta di informazioni inerenti altri interventi similari recentemente eseguiti nell ambito in cui si intende ubicare il progetto e di cui si conoscano i costi parametrici di costruzione ( /mq, /mc). Il costo di costruzione stimato con il procedimento sintetico-comparativo dovrà essere scomposto nei singoli importi delle principali lavorazioni di cui si compone l edificio (scavi, strutture in c.a., solai, tamponamenti, finiture, impianto elettrico e televisivo, impianto idro-termo-sanitario, ecc.). Le incidenze delle varie lavorazioni verranno stimate in via sintetica, ovvero facendo riferimento a casi similari di cui si conoscono gli importi delle 1
2 varie categorie e l importo totale del costo di costruzione. Esse potranno essere eventualmente rivedute in funzione della particolare tipologia strutturale o della scelta dei materiali di progetto. 3. Quadro Economico dell intervento costo di produzione dell intervento Dovrà essere individuato l importo complessivo (costo di produzione) che il committente dovrà sostenere per produrre l opera. Quadro economico dell intervento predisposto ai sensi dell art. 16 del DPR 207/2010 A) Somme a base d asta euro Importo per l esecuzione delle lavorazioni (a misura o a corpo, soggette a ribasso) Importo per l attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) (1) Totale importo lavori (A) B) Somme a disposizione della stazione appaltante euro Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (2) Rilievi, accertamenti e indagini Allacciamenti ai pubblici servizi (Iva compresa) Imprevisti (3) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi Accantonamento di cui all articolo 133, commi 3 e 4, del codice (inflazione) Spese tecniche a) per dipendenti (4) b) per incarichi esterni (5) c) per coordinamento della sicurezza (qualora non sia previsto tra gli incarichi al punto a) (6) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, di verifica e validazione Eventuali spese per commissioni giudicatrici Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (7) Spese per Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (8) Accantonamento per transazioni e accordi bonari (9) Iva ed eventuali altre imposte (10) Totale (B) Importo complessivo da finanziare (A + B) (1) Importo che comprende gli oneri della sicurezza specifici (stimati con apposite voci di CME) e gli oneri della sicurezza generici (che variano tra il 2% e il 5% dell importo per l esecuzione delle lavorazioni). Entrambi non sono soggetti a ribasso d asta. (2) Per legge fino al massimo del 10% delle Somme a base d asta (fino a secondo l art. 29 della Legge Regione Veneto n. 27/2003). (3) Per legge fino al 5% delle Somme a base d asta per la legge nazionale, inferiori al 20% in base all'art. 37 della Legge Regione Veneto n. 27/2003. (4) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all assistenza giornaliera e contabilità, l importo relativo all incentivo di cui all articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del D.lgs. 163/2006, aggiornato dal D.lgs. 104/2010). Le spese tecniche per la progettazione possono arrivare ad un massimo del 2% sull importo lavori, compresi oneri previdenziali e assistenziali a carico dell amministrazione (art. 92 del D.lgs. 163/2006, aggiornato dal D.lgs. 104/2010). Il D.M. 139/2008 riporta la ripartizione dell'importo così calcolato tra le varie figure (5) professionali Importo dell ordine coinvolte nella dell 8-10% progettazione. delle Somme a base d asta. (6) Importo dell ordine del 3-4% delle Somme a base d asta. (7) Importo dell ordine del 5 % delle Somme a base d asta. (8) Importo di cui alla deliberazione dell 1 marzo (9) In base all'art. 12 del DPR 207/2010 "è obbligatoriamente inserito in ciascun programma di interventi un accantonamento modulabile annualmente pari ad almeno il 3% delle spese previste per l'attuazione degli interventi compresi nel programma, destinato alla eventuale copertura di oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 239 e 240 del codice, nonché ad eventuali incentivi (10) Importo per l accelerazione variabile in funzione dei lavori". della tipologia dei lavori (abbattimento barriere architettoniche: 4%; opere di urbanizzazione, edilizia residenziale pubblica, restauro: 10%; nuove costruzioni: 21%). 2
3 Somme a base d asta (A) a) Importo Lavori Sarà desunto dalla stima sintetico-comparativa del costo di costruzione. Nel quadro dovrà essere indicata la categoria generale prevalente OG (vedi Tabella 4 allegata del DPR n. 34 del 25/01/2000). Se l importo lavori relativo ad altre categorie generali OGn e/o categorie specialistiche OSn (es. OS 32 strutture in legno nel caso di un edificio con copertura in legno), nell ambito dell importo totale del CME, superano il 10% o i , dovranno essere indicate separate nel quadro, con il relativo importo e incidenza percentuale. Tale distinzione viene inserita ai fini dei requisiti di qualificazione dell appaltatore per la partecipazione alla gara d appalto. In ogni caso vanno inseriti gli importi e le incidenze percentuali degli impianti (radiotelevisivi, elettrici, antifulmine, riscaldamento e climatizzazione, idrosanitari, antincendio e gas) ai fini della dichiarazione di conformità ai sensi di legge (artt. 1 e 9 Legge 46/90: Norme per la sicurezza degli impianti, ovvero dichiarazione da parte di soggetti appositamente abilitati di esecuzione delle opere a perfetta regola d arte, con materiali idonei e secondo il progetto, senza le quali l edificio non può ottenere l abitabilità o l agibilità). A) Somme a base d asta euro Scavi Demolizioni Fondazioni Opere in c.a. Murature interne ed esterne e tamponamenti Impermeabilizzazioni e isolamenti Intonaci interni ed esterni Pavimenti e rivestimeni Infissi Opere di fabbro Tinteggiature Totale opere edili (OG1) (categoria prevalente) es. Strutture in legno (se > 10% o > ) Impianto idro-sanitario, cucine e lavanderia cat. OS 3 Impianto termico e di condizionamento cat. OS 28 Impianto elettrico, telefonico, televisivo cat. OS 30 Totale importo lavori b) Importo per l attuazione dei piani di sicurezza oneri per la sicurezza Dovrà essere individuata una percentuale (variabile tra il 2-5% a seconda della specificità del cantiere) relativamente agli oneri per la sicurezza generici, che vanno evidenziati nel quadro economico e non saranno soggetti a ribasso d asta da parte dell appaltatore. 3
4 Somme a disposizione della stazione appaltante (B) Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall appalto) Sono somme che si predispongono per l affidamento di lavori in economia complementari alle opere principali (es. manutenzione aree verdi, impianti, ecc.) da affidare a specifiche competenze. Allacciamenti ai pubblici servizi Sono le somme destinate agli allacci dei sottoservizi (fognatura, telefono, acquedotto, gas, energia elettrica). Imprevisti Sono somme accantonate per far fronte a condizioni di attuazione avverse non prevedibili al momento della stipula del contratto e che quindi comportano un aggravio di spesa. Per legge l accantonamento previsto può essere fino al 5% delle Somme a base d asta per la legge nazionale, inferiori al 20% in base all'art. 37 della Legge Regione Veneto n. 27/2003. Spese tecniche Le spese tecniche si articolano in: - spese tecniche per i dipendenti dell Amministrazione o della stazione appaltante, e sono relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all assistenza giornaliera e contabilità, l importo relativo all incentivo di cui all articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del D.lgs. 163/2006, aggiornato dal D.lgs. 104/2010). Le spese tecniche per la progettazione possono arrivare ad un massimo del 2% sull importo lavori, compresi oneri previdenziali e assistenziali a carico dell amministrazione (art. 92 del D.lgs. 163/2006, aggiornato dal D.lgs. 104/2010). Il D.M. 139/2008 riporta la ripartizione dell'importo così calcolato tra le varie figure professionali coinvolte nella progettazione; - spese tecniche per incarichi esterni, che si calcolano in base alle parcelle professionali dei tecnici incaricati. Le parcelle dovrebbero essere calcolate in base alle disposizioni del Decreto del Ministero della Giustizia, emanato in concerto con il Ministero dei LL.PP., in data 04/04/2001, che aggiorna gli onorari spettanti ad ingegneri e architetti; l importo di questa voce può essere stimato come una percentuale variabile tra l 8-10% dell importo lavori; - spese tecniche per coordinamento della sicurezza che, qualora non siano previste tra gli incarichi ai dipendenti, vanno conteggiate per un importo dell ordine del 3-4% delle Somme a base d asta. Accantonamento per transazioni e accordi bonari Anche se non inserito nell elenco delle voci del quadro economico all 16 del DPR 207/2010, va comunque considerato in base al successivo art. 12 del DPR 207/2010. Quest ultimo asserisce che: "è obbligatoriamente inserito in ciascun programma di interventi un accantonamento modulabile annualmente pari ad almeno il 3% delle spese previste per l'attuazione degli interventi compresi nel programma, destinato alla eventuale copertura di oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 239 e 240 del codice, nonché ad eventuali incentivi per l accelerazione dei lavori". IVA Dovrà essere indicata, in base alla tipologia di progetto, l aliquota I.V.A. da applicare all intervento: 4
5 abbattimento barriere architettoniche: 4%; opere di urbanizzazione, edilizia residenziale pubblica, restauro: 10%; nuove costruzioni: 21%. 4. Diagramma di Gantt, cronoprogramma e durata contrattuale dell intervento La redazione di questi elaborati grafici deve essere effettuata con excel. L obiettivo è la stima dei tempi di costruzione. Ciò comporta la stesura del Diagramma di Gantt e del cronoprogramma. Il primo passaggio è il calcolo dell incidenza della manodopera che varierà in relazione alle singole categorie di lavori. In secondo luogo, in ragione del numero di componenti della squadra tipo (da valutare in funzione delle singole lavorazioni), del prezzo della manodopera, e delle ore lavorative giornaliere sono stimati gli uomini giorno (UGG). Per la definizione del Diagramma di Gantt si verificherà il legame cronologico tra le lavorazioni (ad es. la lavorazione B non può iniziare prima della fine della A, la lavorazione B non può iniziare prima che la A sia iniziata, ecc.) e si programmerà il loro svolgimento. Il cronoprogramma invece illustrerà nell asse delle ascisse il tempo e nell asse delle ordinate il rispettivo importo lavori raggiunto. La durata dell intervento in giorni naturali e consecutivi (NGC) da inserire nel contratto d appalto, verrà calcolata tenendo conto dei giorni lavorativi (giorni festivi annui 116 giorni utili 249) e delle condizioni metereologiche (come da art. 40 del D.P.R. 207/2010). Trattandosi di edilizia i giorni sfavorevoli possono essere applicati solo alla realizzazione del grezzo dell edificio (circa 50% dei lavori). Inoltre, poiché alcune attività possono essere eseguite anche con la pioggia, il numero di giorni sfavorevoli è moltiplicato per un coefficiente riduttivo pari a 1,10. I giorni naturali consecutivi sono, essendo NGGantt (numero giorni Gantt senza festività): NGC = NGGantt 365/249 1,10 5
6 Incidenza percentuale manodopera nelle lavorazioni Costo Orario Manodopera 5. Stima del Costo Unitario del Pacchetto CME Dovranno essere selezionati nell ambito del progetto 3 pacchetti tecnologici di cui si sono definiti i dettagli costruttivi esecutivi (materiali, spessori, ecc.). Per ogni singolo pacchetto dovranno essere riportati i seguenti dati: a) Tipologia: indicare il tipo di pacchetto (es. solaio in legno lamellare per luci fino a ml...) b) Descrizione del pacchetto: descrivere il pacchetto nella sua complessità indicando i materiali e le loro caratteristiche, nonché le modalità di posa in opera degli stessi e quanto altro necessario a caratterizzare il pacchetto c) Dettagli costruttivi: riportare la sezione e/o la pianta del pacchetto in esame ad una scala adeguata (es. 1:20), indicando per ciascuno strato il codice di elenco prezzi di progetto e la descrizione sintetica del materiale d) Analisi prezzo unitario: dovrà essere realizzata l analisi prezzi di una singola lavorazione opera compiuta facenti parte del pacchetto, facendo riferimento ai prezzi della tabella 3 per la manodopera e al listino selezionato per noli, trasporti e materiali. e) Elenco dei prezzi unitari EPU: L EPU sarà formato dalle seguenti voci: - id: codice identificativo della lavorazione (deve essere unico ed univoco); 6
7 - rif: riportare l origine del prezzo (es. prezzario del Comune di Venezia; analisi dei prezzi unitari, ecc.); - descrizione completa: riportare la descrizione completa della lavorazione in esame; - UM: indicare l unità di misura della lavorazione; - prezzo unitario. Per il reperimento prezzi delle opere elementari (noli, trasporti, materiali a piè d opera) e delle opere compiute, si dovrà fare riferimento al Listino della Regione Veneto, o in mancanza della specifica voce, ai listini delle Camere di Commercio, ai listini degli Ordini Professionali, ai listini ufficiali di enti pubblici (ad es. Comune di Venezia, Provincia di Trento, ATER, ecc. ) reperibili via internet, ad EPU di progetti analoghi presso studi professionali o infine a siti internet di ditte produttrici dei materiali. I prezzi selezionati, se relativamente non recenti, dovranno essere opportunamente aggiornati in base agli indici ISTAT riferiti all anno di pubblicazione del prezziario. f) Elaborazione del Computo Metrico Estimativo CME: Il CME sarà formato dalle seguenti voci: - id: codice identificativo della lavorazione (lo stesso dell elenco dei prezzi unitari - EPU); - descrizione sintetica; - UM: indicare l unità di misura della lavorazione; - misure: riportare le quantità di lavorazione per unità di pacchetto con i singoli parziali calcolati facendo riferimento alle norme di misurazione; - quantità totale; - prezzo unitario; - prezzo totale; La classificazione delle lavorazioni avverrà per materiali e lavorazioni. Le quantità saranno calcolate applicando le norme di misurazione usualmente utilizzate (misurazione in linea d asse, fuori tutto, vuoto per pieno). Le lavorazioni potranno essere a misura o a corpo. g) Definizione dell articolo di capitolato speciale d appalto specifiche tecniche Per i tre articoli di cui si sono eseguite le Analisi dei prezzi unitari, si espliciteranno le relative voci tecniche di capitolato speciale d appalto riportando le caratteristiche tecniche e prestazionali dei materiali, la loro messa in opera, le modalità di misurazione 7
8 Analisi prezzi unitari Scheda esempio articolo di capitolato speciale d appalto specifiche tecniche 8
9 Categorie di opere generali OG e specialistiche OS D.P.R. 34/2000 9
10 Scheda esempio pacchetto tecnologico 10

References: art. 16
 articolo 133
 art. 29
 articolo 92
 articolo 92
 art. 12
 art. 40