Source: http://lesmaisons.fr/97046087-Informe-de-avances-de-construccion-informe-web-avances-de-obras-de-construccion-junio-2015.html
Timestamp: 2018-12-09 21:45:53+00:00

Document:
INFORME DE AVANCES DE CONSTRUCCIÓN INFORME WEB AVANCES DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN JUNIO PDF
INFORME DE AVANCES DE CONSTRUCCIÓN INFORME WEB AVANCES DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN JUNIO 2015
Download "INFORME DE AVANCES DE CONSTRUCCIÓN INFORME WEB AVANCES DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN JUNIO 2015"
Enrique Redondo San Martín
1 INFORME WEB AVANCES DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN JUNIO ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN Antecedentes Generales Nombre del Contrato Concesión Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez Concesionaria Sociedad Concesionaria AMB S.A. Decreto de Adjudicación D.S. MOP Nº 495 de fecha 21/07/2008 Publicación Diario Oficial 12 de Septiembre de Región Emplazamiento Región Metropolitana Inicio Concesión 12 de Septiembre de 2008 Plazo de Concesión 480 meses. Fase 1 12/09/2008 DGOP Nº Octubre 2008 Puesta Servicio Fase 2 Inicio 01/06/2011 DGOP Nº Febrero 2012 Provisoria Fase 3 No definida 25 meses Puesta Servicio Definitiva No definida Convenios Complementarios Convenio Ad Referéndum Nº 1 - DS N Febrero 2013 Convenio Ad Referéndum N 2 - DS N Octubre 2014 Presupuesto Oficial UF Oferta Económica UF Participación Accionistas Grupo Costanera S.A.: 99,983 Gestión Vial S.A.: 0,017 Inspector Fiscal Ing. René Labra Jarvis / Res. N Asesoría IF Consultor Víctor Faraggi Hernández El tramo A se encuentra en servicio desde el 12 de Febrero de El tramo B, dividido en Sub-Tramos, consta de un eje vial de 5 Km con doble calzada segregada a partir de obras en los actuales ejes Lo Boza y Lo Echevers, empalmando con la nueva conexión norte al aeropuerto, de 3 Km de extensión. Debido a las diferentes características que presentan los accesos Sur y El proyecto de Concesión Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez, del Ministerio de Obras Públicas, tiene su origen en el contrato adjudicado a la Sociedad Concesionaria AMB S.A. en Julio del 2008, iniciado el 12 de Septiembre del mismo año, con un plazo total de 480 meses y considera dos sectores: Tramo A y Tramo B. Contempla el mejoramiento del acceso sur y la implementación de un nuevo acceso por el norte del Aeropuerto Arturo Merino Benítez. Norte al Aeropuerto, considerando que el artículo 19 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y el artículo 69 de su Reglamento, establecen que el Ministerio de Obras Públicas, desde que se perfeccione el contrato, podrá modificar, por razones de interés público, las características de las obras y servicios contratados, la autoridad estimó necesario modificar las vial existente. Sub- Tramo B1 B2 B3 B4 Ubicación Enlace Américo Vespucio con Camino Lo Boza hasta Empalme Lo Boza con Camino Lampa Empalme Lo Boza con Camino Lampa hasta Enlace Estero Las Cruces Enlace Estero Las Cruces hasta Conexión con Camino a Las Lilas Nuevo Acceso Norte a Aeropuerto y Conexión con Camino Interior Long. (km) 3,3 1,5 2,3 0,6 características de las obras y servicios de este contrato de concesión, emitiendo la Resolución DGOP Nº 1244, del 31 de Mayo del 2011, sancionada por DS N 326, del 24 Octubre Esto permitió abordar anticipadamente las obras del tramo A, facilitando su Puesta en Servicio y permitiendo la conservación, operación y explotación de la red Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez Tramo B 1
2 2.- COMPROMISOS ECONÓMICOS PAGOS DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA AL MOP FACTURACION ITEM BALI Carta de Entrega Documento Total (UF) Expropiaciones Estado de Pago por Mantención Rutinaria AVA AMB / DGOP 09 Nº 0003, AVA AMB / DGOP 10 Nº 0003, CUARTO PERIODO (Julio Junio 2015) AVA AMB IF 14 Nº AVA AMB IF Nº Mayo Julio 2014 Vale Vista Nº , UF Vale Vista Nº , UF AVA AMB IF14 Nº Noviembre 2014 AVA AMB IF15 Nº Enero AVA AMB IF15 Nº Junio 2015 Estado Pago Nº 12 Estado Pago Nº 13 Estado Pago Nº 14 Estado Pago Nº 15 Estado Pago Nº 16 Nº Operaciones de Conservación Costos Avance Costos Avance Costos Avance Costos Avance Costos Avance 1 Retiro Manual de Basura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 100,00 0,00 0,00 2 Limpieza Mecanizada de Faja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00 60,61 33,80 39,39 3 Limpieza Señales Vertic. Lat. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,75 100,00 4 Extracción de Maleza en Faja 0,00 0,00 0,00 5,80 10,00 52,20 90,00 0,00 0,00 5 Reparación de Soleras 0,00 0,00 0,00 7,08 12,00 0,00 0,00 51,92 88,00 6 Sellado Grietas Pavimentos 0,00 0,00 0,00 69,90 23,30 0,00 0,00 230,10 76,70 7 Bacheo 64,00 28,44 53,54 23,80 106,72 47,43 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Demarcación de Pavimentos 9,01 6,27 0,00 24,04 16,72 75,00 52,17 35,70 24,83 9 Reparación Defensa Caminera 0,00 0,00 0,00 11,20 25,00 0,00 0,00 33,60 75,00 10 Reparación Cercos Alambres 0,00 0,00 0,00 35,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Reposición Señales Verticales 9,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 83,45 66,22 53,54 2,16 259,74 21,31 284,20 27,53 407,87 37,46 Informe de Inversión por IVA Construcción Informe N 1 Informe N 2 Informe N 3 Informe N 4 Informe N 5 Informe N 6 Informe N 7 Informe N 8 Informe N 9 PERÍODO Sept a Junio 2011 Oct 2011 Feb 2012 a Junio 2012 Oct 2012 a Feb 2013 a Jun 2013 a Feb 2014 a TOTAL May 2011 Sept 2011 Ene 2012 Mayo 2012 Sept 2012 Enero 2013 Mayo 2013 Enero 2014 Sept Obra , , , ,49 0, ,40 137, ,87 0, ,18 Mantención, Asesoría, Estudios ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 124,77 219, , , ,85 Pagos al MOP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gastos Generales 4.086,33 505, ,76 0, ,28 0,00 0,00 0, ,21 Gastos Financiamiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sub Total , , , , , ,17 357, , , ,24 IVA (19) , , , , ,89 652,49 67, ,47 976, ,97 TOTAL , , , , , ,66 425, , , , PROYECTOS DE INGENIERÍA 1.- Planos Áreas de Concesión, Sub-Tramos B3-B4 Lotes de Bienes Nacionales: Se envió el ORD. Nº04/1/710/2422 a SC, mediante el cual la DGAC expresa su conformidad al Proyecto Acceso Vial al Aeropuerto AMB - Tramo B y describe las condiciones que deben cumplir los cierres perimetrales, para responder a las normativas. 2.- Expropiaciones: Se envió a SC el Memo N 350 de la Unidad de Expropiaciones, por el cual dicha Unidad indica el Estado de Avance lote a lote de las Expropiaciones. Toma de Posesión Física Expropiación: De acuerdo a las BALI, Art , la Unidad de Expropiaciones CCOP informa (Memo Nº0368 UE) inicio del proceso de toma de posesión material de predios ubicados en Sub -Tramos B3 y B4, operación programada a partir del día lunes 01 de Junio de SC Informa Postergación Diligencias de Toma de Posesión Física Expropiación en Sub -Tramos B3 - B4 en 20 días, apoyándose en el Art BALI, fijado para lunes 22 de Junio de Obras Construcción en Faja Estero Las Cruces: Se confirmó al Jefe de la Unidad de Expropiaciones - DOH que mediante ordinario Nº 153/ de JDOC, se convino con DOH la construcción, por parte de Concesionaria AMB, de los tramos de canalización aledaños al Pte. Las Cruces 1, Pte. Lo Boza, Viaducto Acceso Norte al Aeropuerto y Pte. Las Cruces 2. Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez Tramo B 2
3 4.- Solicitud Acceso a vía por Privados: La Empresa Reciclaje Industrial, ubicada en el Km 4.5 Camino Lo Boza, presentó una carta rechazando el Acceso diseñado por la Concesión, debido a que no le permite la operación de entrada y salida del predio hacia el norte. 5.- Atención a Usuarios Ley de Transparencia SERVIU: Se responde solicitud SIAC, enviando información de la intersección consultada, con dos planos de planta de Lo Boza con Américo Vespucio y otra con los Perfiles Tipo del sector. Solicitud SIAC: responde nueva consulta enviando los antecedentes generales del Proyecto y una Minuta descriptiva con todos los planos de Planta de Diseño Geométrico de Sub-Tramos B1-B2 y una lámina de Perfiles Tipo del sector. 6.- Muros TEM PI Enlace Acceso Norte. Corregidos: Mediante ORD N 4845, el Depto. Proyectos de Estructura, manifestó haber terminado la revisión del proyecto y solicitó remitir los planos originales, con las consideraciones atendidas, las que se indican en el mismo documento, para proceder a la aprobación. 7.- Proyecto PS Lo Marcoleta y Muros Hormigón Armado y Muros TEM: Mediante ORD N 4844 JDPE, manifestó haber terminado la revisión del proyecto y solicita remitir los planos originales con las consideraciones atendidas, las que se indican en el mismo documento, para proceder a la aprobación. La Inspección remite los Planos para Construcción, Memoria de Cálculo Definitivo y un CD con el respaldo magnético correspondiente. 8.- Solicitud de aumento de valor de Bono Compensación Relocalización Habitacional: La IF informa a Jefe de División Jurídica, sobre lo que instruye las BALI, disponer con cargo a SC de un bono compensatorio de 300 UF, para cada afectado. Dicha cantidad se estima insuficiente para la adquisición de una nueva vivienda, por lo que la Inspección Fiscal solicita que, del exceso con que se cuenta, de UF, se podría facilitar un aumento del monto a 450 UF y que ayuda a solucionar el problema de vivienda de estos dos beneficiarios. 9.- Obras de Canalización Pte. Las Cruces 1, Pte. Lo Boza y Viaducto Acceso Norte Aeropuerto y Pte. Las Cruces 2: Esta IF recibió ORD. Nº 2440, donde JDCO Evacuación y Drenaje ALL-DOH, informó el término de los trabajos del Contrato CO- ELC-04-1 Estero Las Cruces, en el sector en que se construirá el Sub -Tramo B3 de la Concesión Acceso Norte al Aeropuerto y requirió información del estado actual de esta Concesión Plan Compensación Emisiones Atmosféricas: IF envió a SC el Memo Nº 2102 donde la UMAT entrega alcances y aclaraciones al proyecto elaborado por SC (Carta SC Nº41), quien deberá atender para revisión y aprobación del Plan de Compensaciones Emisiones Atmosféricas presentado. IF envió a JUMAT un Plan Alternativo, presentado por SC, para revisión y aprobación si procede. Esto considerando que la propuesta inicial ha resultado inviable, según lo explicado por SC en su carta Proyecto Diseño Geométrico y Pavimentación: IF remitió a SC los documentos Memoria y Especificaciones Técnicas y Planos en Polyester correspondientes a 244 láminas, debidamente firmadas por esta Inspección. Se solicitó a SC confeccionar y remitir dos copias de Planos y dos copias de los Antecedentes; quedando pendiente 4 copias restantes (BALI, Art ), para un requerimiento posterior Proyecto Estructura PS Pudahuel Oriente y Muros de Contención: IF remitió a SC un CD de Planos firmados por el Depto. de Proyectos de Estructuras de la Dirección de Vialidad, 13 Láminas, Memoria y Especificaciones Técnicas del Proyecto, firmados por esta Inspección, además del ORD Nº 4819 del JDPE, donde manifestó haber finalizado la revisión. Se solicitó a SC confeccionar y remitir dos copias de Planos y dos copias de los Antecedentes Proyecto Estructura Puente Las Cruces 1: IF remitió a SC un CD con archivos magnéticos de los Planos firmados por el Depto. Proyectos Estructuras de la Dirección de Vialidad (17 láminas), Memoria y Especificaciones Técnicas del Proyecto, firmados por la Inspección. Se solicitó a SC confeccionar y remitir dos copias de Planos y dos copias de los Antecedentes. Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez Tramo B 3
4 14.- Estructura PI Las Cruces: IF remitió a SC un CD con archivos magnéticos de los Planos firmados por el Depto. Proyectos de Estructuras de la Dirección de Vialidad (17 láminas), Memoria y Especificaciones Técnicas del Proyecto, firmados por IF Proyecto de Seguridad Vial Acceso Norte: IF remitió a SC, la Memoria, Especificaciones Técnicas del Proyecto de Seguridad Vial y los Planos en Polyester, correspondientes a 35 láminas; documentos y planos debidamente firmados por esta inspección y solicitó confeccionar y remitir dos copias de Planos y dos copias de los Antecedentes Muros TEM Proyecto Estructura PI Enlace Acceso Norte: En respuesta a la aprobación de este proyecto emitida por JDPE, Oficio N 4845, la Inspección remite al Depto. Proyectos de Estructuras la Memoria y Planos para Construcción (7 láminas) con respaldo magnético referido al proyecto Obras de Contingencia Estero Las Cruces Puente Lo Boza: Por la acumulación de agua que presenta el Sector de Puente Lo Boza y ha solicitud de IF, la SC presentó una proposición técnica y económica para Obras de Contingencias en esta parte y así dar continuidad a las aguas por probables crecidas por lluvias de invierno. 4.- EXPROPIACIONES Mediante folio N 40 del Libro de Obras de Construcción, del 16 de Marzo de 2015, la Inspección Fiscal ha dado por aprobado el Informe Definitivo de Expropiaciones. Se han notificado a todos los propietarios del Tramo B respecto de las expropiaciones que les afectan y se presentaron los peritos tasadores. Por folio N 049 LOC, de fecha 23 Junio 2015, se han entregado los lotes N 4 y N 5 Sub-Tramo B3 y lote 2 Sub-Tramo B4. Por oficio ORD N 0960, del 24 junio, se informa de la entrega de terrenos por parte de la DOH, en sector Puente Las cruces 1, Puente Lo Boza y Puente Las Cruces 2, en sectores del Estero Las Cruces. 5.- AVANCE DE OBRAS DEL CONTRATO Condiciones Generales: La Concesión se encuentra en Período de Proyecto para la construcción del Acceso Norte al Aeropuerto, en consideración al Decreto Supremo que aprueba los Términos de Referencia de la Ingeniería complementaria, cuyo objetivo es incorporar a la Ingeniería Definitiva los parámetros de diseño y los detalles fijados en la RCA. Mediante el Decreto Supremo DS N 302, tramitado el , el MOP aprobó el Convenio Ad Referéndum N 1, fijando nuevas condiciones contractuales entre el Ministerio de Obras Públicas y la Sociedad Concesionaria AMB, por las modificaciones al contrato establecidas en la Resolución DGOP Nº1244 y los alcances y disposiciones de la RCA del Tramo B. Se encuentra totalmente tramitado el Decreto Supremo N 339, con fecha , mediante el cual se aprueba el Convenio Ad-Referéndum N 2, que regula los pagos de la Ingeniería Complementaria del Tramo B. Mantención de Obras Existentes: Durante el período no se han realizado actividades de Mantención del Tramo B. Topografía: Sin actividades durante el período. Territorio: En proceso relocalización de ocupantes del Sub-Tramo B3. Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez Tramo B 4
5 Medioambiente: Se envió a la SC copia de la Resolución Exenta N 0942, por la cual el Sistema de Evaluación Ambiental ha respondido a los tema pendientes planteados por DGOP en ORD N 506 de ANT. Programa de Gestión Sustentable: Previo al inicio de las obras en el Tramo B, la SC debe presentar un nuevo Plan de Manejo Ambiental para la Etapa de Construcción, la cual contemple las medidas requeridas en la Resolución de Calificación Ambiental. 6.- CUMPLIMIENTO DE HITOS CONTRACTUALES Existen compromisos contractuales periódicos que debe cumplir la Sociedad Concesionaria durante la construcción y que se especifican en la siguiente tabla, de acuerdo a las Bases de Licitación del Contrato: DETALLE HITOS CONTRACTUALES NUMERAL BALI CARTA DE RECEPCIÓN FECHA Recepción MENSUAL Informes de la construcción de las obras (Construcción) Información de reclamos de usuarios (Construcción) Información de los accidentes del trabajo y de las enfermedades Informe de bienes y derechos adquiridos (Construcción) Información de todas las denuncias realizadas al seguro Informe de mantenimiento y conservación infraestructura y equipamiento Informe Mensual de la Construcción TRIMESTRAL Estados financieros de la Sociedad Concesionaria a) AVA AMB IF CONST 15 Nº Seguimiento de Desarrollo Sustentable para la Etapa de Construcción SEMESTRAL Estados financieros de la Sociedad Concesionaria a) AVA AMB IF EXP 14 Nº ANUAL Plan de Conservación de las Instalaciones Existentes a) Estados financieros de la Sociedad Concesionaria a) AVA AMB IF CONST 15 Nº Programación Caja Anual (presentada en Octubre) AVA AMB IF EXP 14 Nº Pago de Cuota por Administración y Control Plan de Gestión de Tráfico Etapa Explotación - Fase GARANTIAS Y POLIZAS DE SEGURO Boletas de Garantía de Construcción - Prórroga AVA AMB / DGOP 15 Nº Seguro de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros Construcción a) Seguro Catástrofe Etapa de Construcción Resolución N a) AVA AMB / IF EXP 14 Nº Endosos Seguro por Catástrofe Etapa de Explotación PSP Fase b) OTRAS INFORMACIONES Autorización Puesta en Servicio Provisoria totalidad de las obras o Fase Plan de Autocontrol de Calidad de Obras (Fase II y Fase III) / Programa de Gestión Sustentable Programa de Ejecución de las Obras Plan de Autocontrol de calidad de las obras (inicio de obras) Informe Consolidado al finalizar las Obras Plan de Prevención de Riesgos para la Etapa de Construcción 2.9 Resultados de Ensayes ( y 2.7.8) Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez Tramo B 5

References: artículo 19
 artículo 69
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución