Source: https://es.scribd.com/doc/80571927/02-APUNTES-Costos-y-Presupuestos-UAP-02-METRADOS
Timestamp: 2017-02-27 02:32:48+00:00

Document:
NavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosNoticias & RevistasPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseUNIVERSIDAD ALAS PERUANAS FILIAL JULIACAFAC. INGENIERIAS Y ARQUITECTURA E.A.P INGENIERIA CIVIL
CAPITULO II – METRADOS ASPECTOS PREVIOS: Es preciso considerar el concepto de Partida, dado que es la actividad a cuantificar bajo determinadas consideraciones. 1. CONCEPTO PARTIDA: Se denomina partida a cada una de las actividades o tareas a realizarse en una obra, con fines de medición, evaluación y pago. De acuerdo a las actividades del proceso constructivo de la obra, estas se dividen en partidas de diferentes órdenes, considerando que cuando varía el orden, mayor descripción del trabajo y o precisión de la denominación de la partida se tendrá. Este aspecto se relaciona directamente y aproxima la secuencia de construcción de una obra, estipulada en cierto orden considerando los reglamentos de metrados según el tipo de obra. Ejm. 12.00 12.02 12.02.02 12.02.02.01 12.02.02.02 12.02.02.03 12.02.02.04 12.02.02.05 12.02.02.06 Pisos y Pavimentos Loseta Veneciana De color claro 20x20cm De color oscuro 20x20cm De color claro 30x30cm De color oscuro 30x30cm De color claro 40x40cm De color oscuro40x40cm —› —› —› —› —› —› —› —› —› Partida de 1er Orden Partida de 2do Orden Partida de 3er Orden Partida de 4to Orden Partida de 4to Orden Partida de 4to Orden Partida de 4to Orden Partida de 4to Orden Partida de 4to Orden
Ing° L. Vladimir Apaza Canaza
2. CONCEPTO DE METRADO: Es necesario considerar conceptos según normatividad vigente.
Anexo Único, Anexo de Definiciones
31. Metrado: Es el cálculo o la cuantificación por partidas de la cantidad de obra a ejecutar. Teóricamente podemos decir que, es el conjunto ordenado de datos que se obtiene mediante la lectura de los planos acotados y con excepción con lectura a escalas (escalímetro). Se realizan con el objeto de calcular la cantidad de obra a realizar y que multiplicado por su costo unitario y sumado se obtiene el Costo Directo
Sin embargo esto que suele ser relativamente sencillo en algunas obras y pueden resultar ser un reto en otras, donde la geometría de los elementos a metrar no es regular. Por medio del cómputo métrico se miden las estructuras que forman parte de una obra de ingeniería, con el objeto de: a) Establecer el costo de la misma o una de sus partes; b) Determinar la cantidad de materiales necesarios para ejecutarla. Se trata entonces de un problema de medición de longitudes, áreas y volúmenes, que requiere del manejo de formulas geométricas y planteos aritmeticos, por lo comun sencillos y del dominio general. Computar es entonces medir. Computo, medición y cubicación son palabras equivalentes y las usaremos indistintamente 3. NORMATIVIDAD SOBRE METRADOS. Un repaso sobre normatividad vigente que obliga la elaboración de los metrados, y la importancia que representa en la estructura de un expediente técnico.
Como se sabe, esta resolución posee sólo dos artículos, siendo el segundo únicamente para derogar normas anteriores. Indicando sobre los metrados: El artículo 1º de la Resolución señalada indica: "Artículo 1º.- APROBAR las siguientes normas que regulan la ejecución de Obras Públicas por Administración Directa. 3. Es requisito indispensable para la ejecución de estas obras, contar con el Expediente Técnico aprobado por el nivel competente, el mismo que comprenderá básicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos,
En los casos que existan normas especificas referidas a la obra, se recabará el pronunciamiento del sector y/o Entidad que corresponda.
31. Metrado: Es el cálculo o la cuantificación por partidas de la cantidad de obra a ejecutar.
La resolución de Contraloría N° 072-98-CG del 02.07.98. Normas Técnicas de control para el sector público.
Obligación de la presentación de metrados en los Expedientes Técnicos Numeral 600.03: Sustentación de Metrados. Los metrados del Expediente Técnico deben estar sustentados por cada partida, con la planilla respectiva y con los gráficos y/o croquis explicativos que el caso requiera.
Comentarios: Los metrados constituyen la expresión cuantificada de los trabajos de construcción que se han programado ejecutar en un plazo determinado. Estos determinan el costo del presupuesto base, por cuanto representan el volumen de trabajo por cada partida. La preparación de los metrados de los presupuestos base de licitaciones y concurso de precios de obras, deben sujetarse a la normativa sobre la materia. Una adecuada sustentación de los metrados, reduce los errores y omisiones que pudiera incurrirse en la presentación de las partidas conformantes del presupuesto base, por cuanto éstos son utilizados por el postor para establecer el monto de su oferta, cualquiera que sea el Sistema de Licitación que elija la entidad licitante. La implementación de esta norma es competencia del consultor, debiendo la entidad licitante cautelar que en los contratos de consultoría que celebre, se incluya dicha obligación.
Normas vigentes de Contraloría Relacionadas con los metrados:
la base para determinar el importe del presupuestoa adicional, siendo por lo tanto imprescindible sustentar el metrado total de cada partida con la información pertinente.
Numeral 600-10: Sustentacion de presupuestos adicionales, en contratos a suma alzada. Los Los contratos celebrados bajo el Sistema de Suma Alzada están
definidos por los planos y especificaciones técnicas, siendo los metrados de obras, referenciales.
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 26°, inciso e) de la Ley, las bases incluirán la definición del sistema de contratación. Los sistemas de contratación son: 1. Sistema a suma alzada, aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación estén totalmente definidas en las especificaciones técnicas, en los términos de referencia o, en el caso de obras, en los planos y especificaciones técnicas respectivas. El postor formulará su propuesta por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución. Tratándose de obras, el postor formulará dicha propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestación requerida según los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Técnico, en ese orden de prelación; considerándose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripción del contrato, es referencial.
Sistema de precios unitarios, tarifas o porcentajes, aplicable cuando la naturaleza de la prestación no permita conocer con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas. En este sistema, el postor formulará su propuesta ofertando precios unitarios, tarifas o porcentajes en función de las partidas o cantidades referenciales contenidas en las Bases y que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución. En el caso de obras, el postor formulará su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas contenidas en las Bases, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas, y las cantidades referenciales, y que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución
Esquema mixto de Suma Alzada y Precios Unitarios, al que podrán optar las Entidades si en el Expediente Técnico uno o varios componentes técnicos corresponden a magnitudes y cantidades no definidas con precisión, los que podrán ser contratados bajo el sistema de precios unitarios, en tanto, los componentes cuyas cantidades y magnitudes estén totalmente definidas en el Expediente
Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas el último día de cada período previsto en las Bases, por el inspector o supervisor y el contratista. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, las valorizaciones se formularán en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista; a este monto se agregará, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada, durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se formularán en función de los metrados ejecutados contratados con los precios unitarios del valor referencial, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad del valor referencial. El subtotal así obtenido se multiplicará por el factor de relación, calculado
hasta la quinta cifra decimal; a este monto se agregará, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. En las obras contratadas bajo el sistema a precios unitarios se valorizará hasta el
bajo el sistema de suma alzada se valorizará hasta el total de los metrados del presupuesto de obra.
Los metrados de obra ejecutados serán formulados y valorizados conjuntamente por el contratista y el inspector o supervisor, y presentados a la Entidad dentro de los
plazos que establezca el contrato. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, éste la efectuará. El inspector o supervisor deberá revisar los metrados durante el período de aprobación de la valorización. RESUMEN: Artículo 197.- Valorizaciones y Metrados Sistema de Contratación a Suma Alzada:
Sistema de Contratación a Precios Unitarios:
Dados los enunciados anteriores, es de suma importancia la elaboración de los metrados por las consideraciones técnicas, administrativas y legales a la que ésta conduce. Con frecuencia esta labor la realizan personal con poca capacitación y destreza, dándole poca importacia. Un mal metrado reflejará un mal presupuesto y por lo tanto la inversión a ejecutarse como obra pública tendra complicaciones finales. Se entiende entonces la importancia que esta se mecere, es conveniente considerar que un error máximo tolerable debe estar en el orden del 5%.
4. REGLAMENTACIÓN SOBRE METRADOS. Para elaborar una planilla de metrados, según el tipo de Obra existen Reglamentos
de metrados específicos.
Estos reglamentos establecen criterios y procedimientos uniformes respecto al metrado por partidas y que regula adecuadamente el ordenamiento y preparación de los presupuestos de obra. Considerando más o menos la secuencia del proceso constructivo de una obra o edificación. Para Obras de Edificación: Reglamento de Metrados para obras de edificación. D.S. N° 013-79-V.C. del 26.04.79. Tiene 791 partidas, desde 01.00 Obras provisionales hasta 40.00 Equipos especiales. Obras de Habilitación Urbana: Reglamento de Metrados para obras de Habilitación Urbana. D.S. N° 028-79-V.C. Tiene 707 partidas, Redes Sanitarias=435 partidas. Movimiento de tierras y Pavimentos=104 partidas. Redes Eléctricas=214 partidas. Otras Obras=44. Obras de Infraestructura Sanitaria: Reglamento de Metrados y Presupuestos para Infraestructura Sanitaria de Poblaciones urbanas. D.S. N° 09-94-T.T.C. Tiene 31 partidas. Obras Viales: Manual de Partidas para Carreteras, Puentes y Túneles. Tiene 330 partidas. Aún no aprobadas por la instancia competente.
5. UNIDADES de MEDIDA: Para cada partida sujeto a un metrado, se debe considerar el nombre específico o descriptivo de la actividad, en relación estricta a su Unidad de medida a considerar. Se trata pues entonces de la medición de longitudes, áreas y volúmenes, que requiere del manejo de formulas geométricas y planteos aritmeticos, por lo comun sencillos y del dominio general. Podemos considerar las siguientes unidades:
Unidades de Longitud Unidades de área Unidades de volumen Unidades de peso Unidades Específicas Unidades varias Unidades eventuales : m, Km
(Contrazócalos, Trazo Replanteo en carreteras)
(Cerraduras, Inst. Eléctricas y sanitarias, Equivalente a piezas)
Estas pueden tomar dos o más tipos de unidad de medida, considerando características descriptivas de la partida. Algunas partidas, pueden analizarse con diferentes unidades de medida: Ejm.: Partida Barandas ……………… Barandas ……………… Unidad de medida m pza Observaciones (cuando la medida es en longitud, pero se detalla una altura) (cuando la medida es una unidad, se detalla una altura y longitud)
Para ambos casos, se debe determinar en el diseño y en los planos las características geométricas de la baranda tomando en cuenta las especificaciones de los materiales principales a utilizar, los materiales accesorios y los equipos y/o herramientas a utilizar en el proceso de fabricación o ejecución. El metrado será diferente, el P.U. de la partida (A.C.U.) también lo será, sin embargo multiplicado el Metrado x su P.U. de cada partida con U.M. diferente; el
Resultado será muy aproximadamente el mismo.
6. CARACTERISTICAS DE LOS METRADOS Debe ser claro, sencillo y entendible a otras personas, para permitir la verificación de los mismos. Debe ser analítico, para lo cual se utiliza una metodología. Debe aparecer las operaciones e indicaciones necesarias para realizar el cómputo de los mismos.
7. RECOMENDACIONES PARA REALIZAR UN METRADO Es indispensable tomar en cuenta algunas recomendaciones prácticas, que conlleve a elaborar un buen metrado, consiguientemente un buen presupuesto y finalmente un Expediente técnico adecuado. La persona encargada de metrar debe tener conocimiento y criterio sobre este procedimiento. Estudiar la documentación: Verificar que los planos estén debidamente numerados y acotados y completos. (Planos definitivos de Planta, cortes y elevaciones, Planos de Estructuras e Instalaciones, Planos de Detalle, Planos de Acabados y otros según tipo de obra). También realizar la compatibilidad de las diferentes especialidades. Estudiar y compatibilizar los planos con las especificaciones técnicas. Ajustarse a las normas : Se debe seguir, como ordenamiento y en lo posible el reglamento de metrados para las obras de edificación ( D.S.N° 013-79-VC del 26-04-79), según el tipo de obra. Mantener el orden y sistema a metrar. Debe señalarse con suficiente precisión, los limites y alcances del computo efectuado, indicando la zona de estudio o de metrado y trabajos que se van a efectuar. Apoyarse y utilizar colores por elementos, áreas y otros, que permita la revisión y conteo inmediato. Utilizar formatos u hojas de calculo más convenientes. Durante la operación de metrado se ponen en evidencia los errores y omisiones cometidas en el dibujo, de donde resulta que el computista es tambien un eficaz colaborador del proyectista. 8. PROCEDIMIENTO Y METODOLOGIA PARA REALIZAR UN METRADO Se estudian los planos en planta y detalles, se realizan las mediciones en forma secuencial y ordenada (según unidad), se suman y se obtiene la cantidad de obra a ejecutar por cada partida. Ejm:
Partida a metrar: Excavación de Zanjas “en terreno normal”, hasta 1 m. (m3)
Podemos observar, que para la misma excavación de zanjas se pueden distinguir diferentes rendimientos para una misma cuadrilla, por el tipo de terreno (terreno normal, conglomerado, rocoso) y según condiciones de excavación (normal, bajo agua); por lo tanto serán partidas diferentes y los metrados se harán por separado. Técnicas del Metrado El trabajo se divide por etapas, cada una de las cuales constituye un rubro del presupuesto (Estructuras, Arquitectura, Sanitarias y Electricas). El trabajo debe ser detallado en todas sus partes para facilitar su ulterior revisión, corrección o modificación. Se buscará un orden, una disposición que permita reducir al mínimo el número de operaciones y el de mediciones.
9. TIPOS DE METRADO En el proceso de medición y elaboración de los metrados podemos distinguir: Metrado por conteo: Cuando los metrados se realiza por “conteo”, es decir unidades, piezas, puntos de la partida considerados en los planos. Ejm. Salida para centros de Luz Ejm. Partida de Colocación de Accesorios Sanitarios. 09 Puntos. 04 Piezas
Metrado por Acotamiento: Cuando los metrados se realizan “lecturando las cotas” (dimensiones) de un elemento definido. Ejm. Partida de concreto en columnas, vigas, 4.50 m3
Concreto: N° col = 15 Und Ancho: a= 0.25 m Largo: l= 0.40 m Altura: h= 3.00 m Volumen de Concreto 01 Col = 0.25 x 0.40 x 3.00 m = 0.30 m3 Volumen de Concreto 15 Col = 0.25 x 0.40 x 3.00 m x 15 und = 4.50 m3
Metrado por Gráficos: Cuando los metrados son en “base a gráficos”, Triángulos, papel milimetrado. Ejm: En movimiento de tierras o cortes o rellenos. se puede realizar utilizando
Metrado con Instrumentos: Cuando los metrados se realizan utilizando “instrumentos como el planímetro” Ejm.: Áreas, cortes, rellenos y otros. Metrado Mediante Software: Cuando los metrados se realizan utilizando “Sofware o programas de
Metrado Mediante Fórmulas: Cuando los metrados se realizan utilizando “fórmulas definidas” Ejm.: Volúmenes de cortes, rellenos y movimiento de tierras.
“Coeficientes
aproximados” . Coeficientes de esponjamiento o Compactación.
Ejm.: Coeficiente de esponjamiento en tierra natural Coeficiente de compactación de tierra natural = 25 % = 0.80
Volumen de Excavación =
Concreto: N° veces = 01 Und Ancho: a= 0.50 m Largo: l= 3.00 m Altura: h= 1.50 m Volumen de Excavación = 0.50 x 1.50 x 3.00 m = 2.25 m3
Volumen de Eliminación de Material Excedente
Volumen de Excavación = 0.50 x 1.50 x 3.00 m = 2.25 m3 Volumen a eliminar = = Vol. Excavado + 25% esponjamiento
Incrementa el Volumen (25% según tipo de terreno)
Volumen a rellenar con material compactado: Volumen a Rellenar = 1.00 m3 Volumen de material a Rellenar = se reducirá por el proceso de compactación según el tipo de material = 0.80 Vol. Mat. a rellenar = 1.00 m3 / 0.80 = 1.25 m3 Este es el volumen requerido para rellenar 01 m3.
Metrado Utilizando Isométricos: Cuando los metrados se realizan los conteos, utilizando “Planos isométricos”.
10. PLANILLA O FORMATO DE METRADOS Para realizar los metrados es necesario que estos, tengan un orden adecuado con las recomendaciones realizadas en el presente capítulo. En consecuencia se pueden utilizar formatos para diferentes casos; los que no son obligatorios, pero son gran practicidad. Podemos utilizar el siguiente formato de uso general:
Leer más sobre este usuarioSkip carouselPlan Operativo EGESURManual Sirvan IntegracionTutorial_Aprendiendo a Programar.pdfCurso Corto 500kvEIA Cement o Sur5.1.- Invitado Internacional Empresa Costa Rica.pptESLA_LATAM_0914_vSphere_with_Operations_Management-Moving_beyond_basic_virtualization_V1.0-V2.pdfCOMO-CONSTITUIR-EMPRESA-PERU.docxCaminos II Part1CAMINOSII PART2Trabajo 01 Tuberias de PvcApuntes Costos y Presupuestos MetradosEquipos Proteccion Personal PeruManual de Agua PotableComentariosNormaE-070-InformeConsolidado Plan Concertado REGION PUNO 2021El Mundo en 100 PersonasDirectiva Para Form. Expedientes TecnicosDG-2001 - Manual de Diseño Geometrico ViasCatalogo Tubos PVC-U Eurotubo
Sign up to vote on this titleUsefulNot useful02 APUNTES Costos y Presupuestos UAP 02 METRADOS por Roger Vicente Mamani Aquise2.5 (2)InsertarDescargaLeer en Scribd móvil: iPhone, iPad y Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMás informaciónMostrar menos
Relacionado96998655 METRADOS Ingenieria Civil UCVpor Eduardo Ayuque GómezPartidas y Metradospor Angel Mendoza GranadosMetrados Para Obras de Edificacion 2por MigUel GonzalesMetrados Partidas y Concepto de Metradopor Adriano Vasquez ZamoraCURSO DE METRADOSpor blakacyto18Formatos de Metradospor cahuapeEjemplo de Metrados Arquitecturapor Jeisy GAAprox Metrado de Concretopor Fernando Enrique DueñasMetrados_para_Obras_de_Edificaci_n3[1]por Ashraf Azhar89268273-METRADO-ACEROpor geanfrankoCostos y Presupuestos en Edificacion - CAPECOpor by_end777Lectura de Planos y Metrados en Edificacionespor macckofLectura-de-Planos-y-Metrados-en-Edificaciones.pdfpor Valery Ochoa-pxndxpor Christian CHPLANILLA DE METRADOSpor Gustavo_rzCostos y Presup en Edificaciones Vol 1por David Atilio Dominguez PozoMETRADO DE CARRETERASpor Boris Hilacondo CondoriCostos y Presupuestos en Ingenieria Civilpor d-fbuser-81150099Hoja de Metrados Excelpor Deivis (Pc)Partidas en Edificacionespor IsraelMETRADO DE COLUMNASpor Elizabeth SalazarEdificio Dos Sotanos San Isidropor jesusmaguinaMETRADO DE INST. SANITARIAS 21-03-11por Juan Manuel Ugaz SaavedraMetrados y Presupuestos en Constuccionespor Uceda Rodriguez John RobertEl ABC de los mEtrados y Lectura de Planos en Edificaciones.pdfpor Mauricio OrtegonCosto Hora Hombrepor Beto Aguilar LlenqueMetrado de Vigaspor a_tacora3953Informe de Metradospor Starky Barrientos VeraSimilar to 02 APUNTES Costos y Presupuestos UAP 02 METRADOSSkip carousel96998655 METRADOS Ingenieria Civil UCVPartidas y MetradosMetrados Para Obras de Edificacion 2Metrados Partidas y Concepto de MetradoCURSO DE METRADOSFormatos de MetradosEjemplo de Metrados ArquitecturaAprox Metrado de ConcretoMetrados_para_Obras_de_Edificaci_n3[1]89268273-METRADO-ACEROCostos y Presupuestos en Edificacion - CAPECOLectura de Planos y Metrados en EdificacionesLectura-de-Planos-y-Metrados-en-Edificaciones.pdf-pxndxPLANILLA DE METRADOSCostos y Presup en Edificaciones Vol 1METRADO DE CARRETERASCostos y Presupuestos en Ingenieria CivilHoja de Metrados ExcelPartidas en EdificacionesMETRADO DE COLUMNASEdificio Dos Sotanos San IsidroMETRADO DE INST. SANITARIAS 21-03-11Metrados y Presupuestos en ConstuccionesEl ABC de los mEtrados y Lectura de Planos en Edificaciones.pdfCosto Hora HombreMetrado de VigasInforme de MetradosPROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE UNA VIVIENDA DE ALBAÑILERIA CONFINADA - ING. GENARO DELGADO C.Anal. Estrc.-metrado de Carga02 APUNTES Costos y Presupuestos UAP 02 METRADOS

References: resolución 
 artículo 1
 Resolución 
 resolución 
 Artículo 26
 Artículo 197