Source: http://docplayer.it/72844370-Comune-di-orio-litta-provincia-di-lodi.html
Timestamp: 2018-12-16 14:01:05+00:00

Document:
COMUNE DI ORIO LITTA PROVINCIA DI LODI - PDF
Download "COMUNE DI ORIO LITTA PROVINCIA DI LODI"
1 COMUNE DI ORIO LITTA PROVINCIA DI LODI LAVORI DI NUOVA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI VIALI DEL CIMITERO COMUNALE. CUP: B36J CIG: CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del Codice dei contratti (articoli 43, commi da 3 a 6, 138, commi 1 e 2, e 184, del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207) Contratto a corpo importi in euro 1 Importo esecuzione lavoro a corpo ,00 2 Oneri per l attuazione dei piani di sicurezza 1.507,00 3 Lavori in economia previsti nel contratto // A Totale appalto ( ) ,00 Il progettista
2 Sommario PARTE PRIMA: Definizione tecnica ed economica dell appalto TITOLO I Definizione economica e rapporti contrattuali Capo 1 - NATURA E OGGETTO DELL APPALTO Art. 1 Oggetto dell appalto... Art. 2 Ammontare dell appalto... Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto... Art. 4 Categorie dei lavori... Art. 5 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili... Capo 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE Art. 6 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto... Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto... Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti l appalto... Art. 9 Fallimento dell appaltatore... Art. 10 Rappresentante dell appaltatore e domicilio; direttore di cantiere... Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione... Art. 12 Convenzioni europee in materia di valuta e termini... Capo 3 - TERMINI PER L ESECUZIONE Art. 13 Consegna e inizio dei lavori... Art. 14 Termini per l'ultimazione dei lavori... Art. 15 Proroghe... Art. 16 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori... Art. 17 Sospensioni ordinate dal R.U.P.... Art. 18 Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione... Art. 19 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore... Art. 20 Inderogabilità dei termini di esecuzione... Art. 21 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini... Capo 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI Art. 22 Lavoro a corpo... Art. 23 Eventuali lavori a misura... Art. 24 Eventuali lavori in economia... Art. 25 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d opera... Capo 5 - DISCIPLINA ECONOMICA Art. 26 Divieto di anticipazione... Art. 27 Pagamenti in acconto... Art. 28 Pagamenti a saldo... Art. 29 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto... Art. 30 Ritardi nel pagamento della rata di saldo... Art. 31 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo... Art. 32 Anticipazione del pagamento di taluni materiali... Art. 33 Cessione del contratto e cessione dei crediti... Capo 6 - CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria... Art. 35 Cauzione definitiva... Art. 36 Riduzione delle garanzie... Art. 37 Obblighi assicurativi dell appaltatore... Capo 7 - DISPOSIZIONI PER L ESECUZIONE Art. 38 Variazione dei lavori... Art. 39 Varianti per errori od omissioni progettuali... Art. 40 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi... Capo 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA Art. 41 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza... 2
3 Art. 42 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere... Art. 43 Piano di sicurezza e di coordinamento... Art. 44 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza... Art. 45 Piano operativo di sicurezza... Art. 46 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza... Capo 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO Art. 47 Subappalto... Art. 48 Responsabilità in materia di subappalto... Art. 49 Pagamento dei subappaltatori... Capo 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO Art. 50 Accordo bonario e transazione... Art. 51 Definizione delle controversie... Art. 52 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera... Art. 53 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)... Art. 54 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori... Capo 11 - DISPOSIZIONI PER L ULTIMAZIONE Art. 55 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione... Art. 56 Termini per il collaudo o per l accertamento della regolare esecuzione... Art. 57 Presa in consegna dei lavori ultimati... Capo 12 - NORME FINALI Art. 58 Oneri e obblighi a carico dell appaltatore... Art. 59 Obblighi speciali a carico dell appaltatore... Art. 60 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione... Art. 61 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati... Art. 62 Terre e rocce da scavo... Art. 63 Custodia del cantiere... Art. 64 Cartello di cantiere... Art. 65 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto... Art. 66 Tracciabilità dei pagamenti... Art. 67 Spese contrattuali, imposte, tasse... ALLEGATI AL TITOLO I DELLA PARTE PRIMA Allegato A Cartello di cantiere... PARTE SECONDA SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE 3
4 ABBREVIAZIONI - Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163); - d.p.r. n. 554 del 1999: decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni; - d.p.r. n. 34 del 2000: decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 200, n Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici, a norma dell'articolo 8 della legge n. 109 del 1994; - d.p.r. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici; - Capitolato generale d appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145); - R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207); - Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); - DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva previsto dall articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; - attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n
5 PARTE PRIMA Definizione tecnica ed economica dell appalto Titolo I Definizione economica e rapporti contrattuali CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL APPALTO Art. 1. Oggetto dell appalto 1. L oggetto dell appalto consiste nell esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell intervento di cui al comma L intervento è così individuato: a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Lavori di nuova pavimentazione di alcuni viali del cimitero comunale. b) descrizione sommaria: primo intervento atto alla rimozione del ghiaietto esistente per poi successivamente eseguire uno scavo dello spessore medio di circa 25 cm necessario a preparare l alloggiamento della fondazione del marciapiede; esecuzione di un massetto in cls dello spessore di 10 cm con rete elettrosaldata maglia cm 20 x 20 spessore mm 8 sopra il quale si provvederà alla posa dei massetti autobloccanti in calcestruzzo vibrocompresso multistrato dello spessore di 6 cm di forma rettangolare colore rosso/grigio. c) ubicazione: Cimitero Comunale - Viale Stazione Orio Litta (LO) 3. Sono compresi nell appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 4. L esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell arte e l appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l articolo 1374 del codice civile. 5. Anche ai fini dell articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici: Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP) B36J
6 Art. 2. Ammontare dell appalto 1. L importo dell appalto posto a base dell affidamento è definito dalla seguente tabella: Importi in euro 1 Importo esecuzione lavoro a corpo soggetto a ribasso ,00 2 Oneri per l attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso 1.507,00 TOT IMPORTO TOTALE DELL APPALTO (1 + 2) ,00 2. L importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo 1, relativo all esecuzione del lavoro a corpo. 3. Non è soggetto al ribasso l importo degli oneri per l attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto dell allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che resta fissato nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 2. Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto 1. Il contratto è stipulato a corpo ai sensi dell articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del d.p.r. n. 207 del L importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. 2. Anche ai sensi dell articolo 118, comma 2, del d.p.r. n. 207 del 2010, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del d.p.r. n. 207 del 2011, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale offerto dall appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale. 3. I prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché senza valore negoziale ai fini dell appalto e della determinazione dell importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d opera, qualora ammissibili ai sensi dell articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui all articolo I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell articolo 2, commi 2 e 3. Art. 4. Categorie dei lavori 1. Ai sensi degli articoli 3 e 28 del d.p.r. n. 34 del 2000 e in conformità all allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali «OG3» - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari - Prevalente -.La categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all allegato B al d.p.r. n. 207 del Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, ai sensi del combinato disposto dell articolo 118 del D.Lgs. n. 163 del e successive modifiche e integrazioni, dell articolo 30 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 e degli articoli 107, 108 e 109 del regolamento generale. 3. Per l esecuzione dei lavori è necessario il possesso dei requisiti con una delle seguenti modalità: a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui all articolo 28, comma 1, del d.p.r. n. 34 del 2000; b) attestazione SOA nella categoria di cui al comma 1, ai sensi dell articolo 3 del D.P.R. n. 34 del 2000; Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili 1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, agli articoli 3, comma 1, lettera 6
7 s), 43, commi 6, 7 e 8, 161, comma 16 e 184 del d.p.r. n. 207 del 2010 e all articolo 38 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella: n. categ. 1 OG3 Descrizione delle categorie di lavorazioni omogenee Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Lavori Importo lordo [1] Importi in euro oneri sicurezza [2] totale [1 + 2] Incidenza , , ,00 100,00 % TOTALE A CORPO , , ,00 Eventuali lavori in economia previsti dal contratto 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE APPALTO , , ,00 7
8 CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto 1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d appalto, ancorché non materialmente allegati: a) il Capitolato generale d appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest ultimo; b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo; c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati nell allegato «C», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3; d) l elenco dei prezzi unitari come definito all articolo 3; e) il Piano di sicurezza sostitutivo del piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all articolo 131, comma 2) punto b) del D. Lgs. n. 163/2006; f) il piano operativo di sicurezza di cui all articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell allegato XV allo stesso decreto; g) il cronoprogramma di cui all articolo 40 del d.p.r. n. 207 del 2010; h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37; 2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: a) il Codice dei contratti; b) il d.p.r. n. 207 del 2010, per quanto applicabile; c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati. 3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: a) il computo metrico e il computo metrico estimativo; b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all articolo 132 del Codice dei contratti; c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato. Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l appalto 1. La sottoscrizione del contratto da parte dell appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 2. Ai sensi dell articolo 106, commi 2 e 3, del d.p.r. n. 207 del 2010, l appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena 8
9 conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l immediata esecuzione dei lavori. Art. 9. Fallimento dell appaltatore 1. In caso di fallimento dell appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del Codice dei contratti. 2. Qualora l esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell articolo 37 del Codice dei contratti. Art. 10. Rappresentante dell appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all articolo 2 del capitolato generale d appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all articolo 3 del capitolato generale d appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Qualora l appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all articolo 4 del capitolato generale d appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 2. Per quanto riguarda l accettazione, la qualità e l impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l eventuale sostituzione di quest ultimo, si applicano rispettivamente l articolo 167 del d.p.r. n. 207 del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d appalto. 3. L appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.p.r. 21 aprile 1993, n L appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008). Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini 1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro. 2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono 9
10 I.V.A. esclusa. 3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n
11 CAPO 3. TERMINI PER L ESECUZIONE Art. 13. Consegna e inizio dei lavori 1. L esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 60 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell esecutore. 2. Se nel giorno fissato e comunicato l appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l affidamento del completamento dei lavori, l appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 3. E facoltà della Stazione appaltante procedere in via d urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del d.p.r. n. 207 del 2010 e dell articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti; il direttore dei lavori provvede in via d urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 4. Il R.U.P. accerta l avvenuto adempimento degli obblighi di cui all articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l urgenza sia limitata all esecuzione di alcune di esse. Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori 1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell appalto è fissato in giorni 40 (quaranta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. 3. L appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l approntamento delle opere necessarie all inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere. Art. 15. Proroghe 1. L appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all articolo 14, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività. 3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori. 4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P. 5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. 11
12 6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta. 7. Trova altresì applicazione l articolo 159, commi 8, 9 e 10, del d.p.r. n. 207 del Art. 16. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d arte, la direzione dei lavori d ufficio o su segnalazione dell appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d opera nei casi previsti dall articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell articolo 190 del d.p.r. n. 207 del In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all articolo 19. Art. 17. Sospensioni ordinate dal R.U.P. 1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l ordine è trasmesso contemporaneamente all appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione. 2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all appaltatore e al direttore dei lavori. 3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili. 4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall articolo 14, o comunque quando superino 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. 12
13 Art. 18. Penali in caso di ritardo 1. Ai sensi dell articolo 145, comma 3, del d.p.r. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all uno per mille (euro uno e centesimi 00 ogni mille) dell importo contrattuale, 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell articolo 13, comma 2 oppure comma 3; b) nell inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell articolo 13, comma 4; c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata qualora l appaltatore, in seguito all andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all articolo La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. 6. L importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l articolo 21, in materia di risoluzione del contratto. 7. L applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore 1. Ai sensi dell articolo 43, comma 10, del d.p.r. n. 207 del 2010, entro 10 ( dieci ) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato. 13
14 3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione 1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione: a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b) l adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale; f) le eventuali controversie tra l appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l appaltatore e il proprio personale dipendente; h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all articolo 18, né per l eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell articolo 21. Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 1. L eventuale ritardo imputabile all appaltatore nel rispetto dei termini per l ultimazione dei lavori superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell articolo 136 del Codice dei contratti. 2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. 3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma Sono dovuti dall appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 14
15 CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI Art. 22. Lavori a corpo 1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 2. Nel corrispettivo per l esecuzione del lavoro a corpo s intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all articolo 5, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 4. L elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d asta in base al quale effettuare l aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo, anche ai sensi dell articolo 118, comma 2, del d.p.r. n. 207 del Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella di cui all articolo 5, comma 1, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione. 6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all articolo 184 del d.p.r. n. 207 del 2010, per l accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio. La predetta riserva riguarda i seguenti manufatti e impianti: a) impianti elettrici; b) Impianti idraulici; c) Impianti di messa a terra d) Impianti a gas. Art. 23. Eventuali lavori a misura 1. Qualora in corso d opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all articolo 43, comma 9, del d.p.r. n. 207 del 2010, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro a corpo, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto. 2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell articolo 40, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione a corpo. 3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori. 4. Nel corrispettivo per l esecuzione degli eventuali lavori a misura s intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante. 5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti 15
16 dall elenco dei prezzi unitari di cui all articolo 3, comma Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità. Art. 24. Eventuali lavori in economia 1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata con le modalità previste dall articolo 179 del d.p.r. n. 207 del 2010, come segue: a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell articolo 40; b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti. 2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al comma Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del d.p.r. n. 207 del Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d opera 1. Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori. 2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all articolo 27, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima. 3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori. 16
17 CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA Art. 26. Divieto di anticipazione 1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell articolo 140, comma 1, del d.p.r. n. 207 del 2010, non è dovuta alcuna anticipazione. Art. 27. Pagamenti in acconto 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono l intero importo dei lavori. 2. Ai sensi dell articolo 4, comma 3, del d.p.r. n. 207 del 2010, a garanzia dell osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell articolo 194 del d.p.r. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l indicazione della data di chiusura; b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell articolo 195 del d.p.r. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l indicazione della data di emissione. 4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n Ai sensi dell articolo 141, comma 3, del d.p.r. n. 207 del 2010, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall importo minimo di cui al comma In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell importo contrattuale medesimo. L importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell articolo 28. Per importo contrattuale si intende l importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all importo degli atti di sottomissione approvati. 7. Ai sensi dell articolo 48-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all acquisizione del DURC dell appaltatore, ai sensi dell articolo 53, comma 2; b) qualora l appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente; c) all ottemperanza alle prescrizioni di cui all articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; d) all accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all articolo 52, comma 2. 17
A.1. - Capitolato speciale d appalto (parte normativa) - Lavoro a corpo COMUNE DI SCHIO (Provincia di Vicenza) Lavori di PROGETTO NUOVA PALESTRA SCOLASTICA E DI QUARTIERE IN VIA GIAVENALE DI SOPRA CUP:
Contratto a corpo e misura
Comune di San Paolo di Jesi (Provincia di Ancona) Lavori di ADEGUAMENTO ALLE NORME PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED IN MATERIA DI SICUREZZA CON INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ASCENSORE
A.2. - Capitolato speciale d appalto (parte normativa) - Lavori a misura
A.2. - Capitolato speciale d appalto (parte normativa) - Lavori a misura Comune di Crotone Lavori di RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA FELLINI finanziamento fondi royalties annualità 2008 CAPITOLATO SPECIALE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI Il presente Cronoprogramma dei lavori è stato elaborato sulla base delle lavorazioni previste in cantiere in funzione della durata dei lavori come da Capitolato speciale d appalto
A.2. - Capitolato speciale d appalto (parte normativa) - Lavori a misura. (Provincia di Mantova) Lavori di
A.2. - Capitolato speciale d appalto (parte normativa) - Lavori a misura COMUNE DI PORTO MANTOVANO (Provincia di Mantova) Lavori di REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLABILE TRA IL CAPOLUOGO ED IL CONFINE DEL
COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA PROVINCIA DI LECCE OPERA FINANZIATA DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - FONDI CIPE Delibera n. 06/2012 - Intervento n. 00612PUG303 - C.U.P.: G13B09000240005
A.1. - Capitolato speciale d appalto (parte normativa) - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE Direzione Regionale per la Sardegna Area Tecnico Edilizio Via dei Giudicati 33 09131 - Cagliari telefono
Lavori di costruzione loculi nel Cimitero di Chiesa Nuova Poggio Renatico (FE) CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
COMUNE DI POGGIO RENATICO PROVINCIA DI FERRARA AREA LL.PP. Lavori di costruzione loculi nel Cimitero di Chiesa Nuova Poggio Renatico (FE) CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO (ai sensi dell articolo 53, comma
- Capitolato speciale d appalto - Lavoro a corpo ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE. Direzione Regionale per la Sardegna
- Capitolato speciale d appalto - Lavoro a corpo ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE Direzione Regionale per la Sardegna Area Tecnico Edilizio Via dei Giudicati 33 09131 - Cagliari telefono 07040941
1 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti (articolo 45, commi 3 e seguenti, regolamento generale, d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554) euro a) Importo esecuzione
COMUNE DI MONTERUBBIANO. (Provincia di Fermo) Lavori di. Realizzione di una palestra in frazione Rubbianello di Monterubbiano
COMUNE DI MONTERUBBIANO (Provincia di Fermo) Lavori di Realizzione di una palestra in frazione Rubbianello di Monterubbiano CUP: G44B12000490004 CIG: 5685940A1D CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO art. 53, comma
COMUNE DI LONATE POZZOLO PROVINCIA DI VARESE SETTORE LAVORI PUBBLICI UFFICIO TECNICO REALIZZAZIONE PARCO E SISTEMAZIONI IN FRAZIONE TORNAVENTO PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO IL RESPONSABILE
PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA E AMPLIAMENTO MENSA SCOLASTICA CUP: H67B CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
COMUNE DI FONTANELLATO UFFICIO TECNICO AREA V Viabilità e Patrimonio PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA E AMPLIAMENTO MENSA SCOLASTICA CUP: H67B14000360006 CIG: CAPITOLATO SPECIALE
5 - Capitolato speciale d appalto. (Provincia di Bergamo) LAVORI DI
5 - Capitolato speciale d appalto Comune di CALVENZANO (Provincia di Bergamo) LAVORI DI Zona Sportiva Comunale: ampliamento spogliatoi campo da calcio con manto in erba sintetica e pozzo artesiano CUP:
PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO - ESECUTIVO ASFALTATURA ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI ANNO 2015 TAVOLA NR. 6 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
COMUNE DI RECOARO TERME PROVINCIA DI VICENZA Ufficio Tecnico Comunale Settore Lavori Pubblici C.F. 00192560241 Tel. 0445-793320 - fax. 0445-793329 E-mail: tecno@comune.recoaroterme.vi.it Via Roma nr. 10-36076
ARTE PRIMA Definizione tecnica ed economica dell appalto. Titolo I Definizione economica e rapporti contrattuali
ARTE PRIMA Definizione tecnica ed economica dell appalto Titolo I Definizione economica e rapporti contrattuali CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL APPALTO Art. 1 - Oggetto dell appalto 1. L oggetto dell appalto
COMUNE DI TERMOLI. (Provincia di Campobasso)
COMUNE DI TERMOLI (Provincia di Campobasso) ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL ABRUZZO E DEL MOLISE G. CAPORALE Via Campo Boario 64100 Teramo telefono 0861 3321 telefax 0861 332251 e-mail wmaster@izs.it
Le Serre s.r.l. con socio unico Città di Grugliasco PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI INTERNI AL PARCO DEL COMPLESSO PARCO CULTURALE LE SERRE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
A.2. - Capitolato speciale d appalto (parte normativa) - Lavori a misura COMUNE DI MOLFETTA. (Provincia di BARI) Lavori di
A.2. - Capitolato speciale d appalto (parte normativa) - Lavori a misura COMUNE DI MOLFETTA (Provincia di BARI) Lavori di AMPLIAMENTO DELLA CAPIENZA SPETTATORI DELLA PALESTRA POLIVALENTE PALAPOLI CUP:
importi in euro 1 Importo esecuzione lavori a misura ,10 2 Oneri per l attuazione dei piani di sicurezza ,15
Area Ambiente e Infrastrutture Servizio Infrastrutture e Viabilità (Provincia di Prato) Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale lungo la S.R. n.325 e di installazione e sostituzione di barriere
COMUNE DI CURSI Provincia di Lecce
COMUNE DI CURSI Provincia di Lecce Progetto per la riqualificazione e la messa in sicurezza della Scuola Elementare Don Bosco e dell Infanzia Angeli di San Giuliano PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO CAPITOLATO
Comune di TORINO Provincia di Torino CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO OPERE STRADALI
Comune di TORINO Provincia di Torino CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO OPERE STRADALI (LAVORI A CORPO) articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti (articolo 43, commi 3 e seguenti, e 138,
COMUNE DI BRESCIA (Provincia di Brescia)
COMUNE DI BRESCIA (Provincia di Brescia) Lavori di OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PIANO ATTUATIVO AT91 OPERE A VERDE E DI MITIGAZIONE AMBIENTALE CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO (articoli 43, commi da
UNIONE ROVERESCA DEI COMUNI DI BARCHI ORCIANO DI PESARO PIAGGE SAN GIORGIO DI PESARO. Lavori di
UNIONE ROVERESCA DEI COMUNI DI BARCHI ORCIANO DI PESARO PIAGGE SAN GIORGIO DI PESARO Lavori di COSTRUZIONE DI UN ECOCENTRO IN LOC. PIEVE CANNETI NEL COMUNE DI ORCIANO DI PESARO CUP: H34E13001170005 CIG:
LAVORI. Urgenti di ripristino, manutenzione e impianto antincendio per RSA MASSA - CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
Azienda USL 1 di Massa Carrara LAVORI Urgenti di ripristino, manutenzione e impianto antincendio per RSA MASSA - CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO. Contratto a corpo e a misura
COMUNE DI AULLA (Provincia di Massa e Carrara) Lavori di OGGETTO: REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE EX POLVERIFICIO LOCALITA PALLERONE OPERE DI COMPLETAMENTO - LOTTO II - CUP: CIG: CAPITOLATO SPECIALE
A.1. - Capitolato speciale d appalto (parte normativa) - Lavoro a corpo COMUNE DI MARSCIANO. (Provincia di Perugia)
SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE INFRASTRUTTURE A RETE DI LARGO GARIBALDI, VIA UMBERTO I, PIAZZA DEL CATRAIONE, VIA XX SETTEMBRE NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO. CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
Interventi in via Pieve a Pasturana (AL) Progetto esecutivo. Capitolato Speciale d Appalto (articolo 43, commi 2 e 3 del D.P.R.
Opere di asfaltatura Interventi in via Pieve a Pasturana (AL) Progetto esecutivo contenuto elaborato: Capitolato Speciale d Appalto (articolo 43, commi 2 e 3 del D.P.R. 207/10) Febbraio 2012 ae_asfalti-viapieve-csa_pap.doc
CITTA di SAMARATE (Provincia di Varese ) LAVORI DI
CITTA di SAMARATE (Provincia di Varese ) LAVORI DI INTERVENTI PER LA VIABILITA SOSTENIBILE ANNO 2009 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del Codice dei contratti
COMUNE DI PERUGIA. CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO (articolo 43, commi 3 e seguenti, e 138, commi 1 e 2, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) LAVORI A CORPO
COMUNE DI PERUGIA AREA Governo e sviluppo del territorio U.O. Engineering, Beni Culturali e Sicurezza sul Lavoro CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO (articolo 43, commi 3 e seguenti, e 138, commi 1 e 2, D.P.R.
A r e a L a v o r i P u b b l i c i Manutenzione straordinaria strade comunali A N N O 2 0 1 0 PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO oggetto CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO data aggiornamento Allegato n. G i u g
COMUNE DI TARANTO CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO (PROGETTO ESECUTIVO)
COMUNE DI TARANTO CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO (PROGETTO ESECUTIVO) PROGETTO DEI LAVORI FINALIZZATI AL RILASCIO DELLA SCIA ANTINCENDIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PIETRO ACCLAVIO VIA SALINELLA N 31 TARANTO
Regione Piemonte Provincia del V.C.O.
Regione Piemonte Provincia del V.C.O. COMUNE DI ARIZZANO SISTEMAZIONE VERSANTE A PROTEZIONE DELLA STRADA COMUNALE ²VIALE VITTORIA², IN LOCALITÀ MULINI (Regione Piemonte Nota VB_DB14_3964_11_39 del 04-05-2012
CITTÀ di FABRIANO PROVINCIA DI ANCONA Settore Assetto e Tutela del Territorio Lavori di Recupero del Complesso di Santa Caterina e realizzazione di una struttura per uso sociale da destinare a Centro diurno
Provincia dell Aquila Settore Edilizia Scolastica e Pubblica Istruzione Via S.Agostino, 7-67100 L Aquila Tel. +390862299602 Fax: +390862299641 http://www.provincia.laquila.it e-mail: edilizia@provincia.laquila.it
Comune di Loro Ciuffenna Provincia di Arezzo CAPITOLATO PRESTAZIONALE SPECIALE D APPALTO (LAVORI A CORPO/MISURA) articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del Codice dei contratti (articolo 43, commi
COMUNE DI DOLIANOVA Provincia di Cagliari Lavori di ristrutturazione e adeguamento della palestra scolastica via Mateotti Dolianova OGGETTO Capitolato speciale d'appalto PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO DOCUMENTO
COMUNE DI GAURDAVALLE
A.2. - Capitolato speciale d appalto (parte normativa) - Lavori a misura COMUNE DI GAURDAVALLE (Provincia di CATANZARO) Lavori di VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI E DEI BORGHI DI ECCELLENZA "PIAZZA DELLE
A.1. - Capitolato speciale d appalto (parte normativa) - Lavoro a corpo
A.1. - Capitolato speciale d appalto (parte normativa) - Lavoro a corpo COMUNE DI GRICIGNANO D AVERSA (Provincia di CASERTA) Lavori di ADEGUAMENTO, POTENZIAMENTO E COMPLETAMENTO DELL IMPIANTO DI PUBBLICA
1 CENTRO CIVICO SPORTIVO INTEGRATO IN LOC. S. BARBARA COMUNE DI VITERBO REALIZZAZIONE DI UN CENTRO CIVICO SPORTIVO INTEGRATO IN LOCALITA' S.
1 COMUNE DI VITERBO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO CIVICO SPORTIVO INTEGRATO IN LOCALITA' S. BARBARA CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del Codice dei contratti
PARTE PRIMA DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
PARTE PRIMA DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL APPALTO Art. 1 - Oggetto dell appalto 1. L oggetto dell appalto consiste nell esecuzione di tutti i lavori e forniture
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. Dott. Michele Petraccia. Arch. Domenico Turla. Ing. Claudia Moriconi
REGIONE ABRUZZO - PROVINCIA DI TERAMO COMUNE DI PIETRACAMELA DESCRIZIONE: CODICE C.I.G.: CODICE C.U.P.: 71407816EA D61B15000470004 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO COMMITTENTE: IL SINDACO: AMMINISTRAZIONE
3.a - Capitolato speciale d appalto (parte normativa) Lavori a corpo. (Provincia di BRESCIA)
3.a - Capitolato speciale d appalto (parte normativa) Lavori a corpo AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VALLECAMONICA - SEBINO (Provincia di BRESCIA) Cap 25043 Breno (BS) Via Nissolina 2 telefono 0364/329.1 telefax
COMUNE di ERCOLANO (Provincia di Napoli)
COMUNE di ERCOLANO (Provincia di Napoli) APPALTO PER L ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MURETTI DI MARGINE VIA SAN VITO VIA EX COOK CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO (LAVORI A MISURA)
INDICE CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL APPALTO... 4 Art. 1. Oggetto dell appalto e definizioni... 4 Art. 2. Ammontare dell appalto e importo del contratto... 5 Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto...
COMUNE DI TRAREGO VIGGIONA (Provincia del Verbano Cusio Ossola)
A.1. - Capitolato speciale d appalto (parte normativa) - Lavoro a corpo COMUNE DI TRAREGO VIGGIONA (Provincia del Verbano Cusio Ossola) Lavori di MIGLIORAMENTO FORESTALE AI SENSI DEL P.S.R. 2007-2013 DELLA
COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI NEI PRESSI DELLA VILLA COMUNALE DI PISTICCI
COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI NEI PRESSI DELLA VILLA COMUNALE DI PISTICCI CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del Codice dei contratti (articolo 45, commi 3 e
COMUNE DI BIOGLIO. (Provincia di BIELLA) EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA PROGRAMMA PLURIENNALE 1996/2000
COMUNE DI BIOGLIO (Provincia di BIELLA) EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA PROGRAMMA PLURIENNALE 1996/2000 Lavori di ristrutturazione dell immobile sito in Bioglio, Via S.A. CERRUTI, per la realizzazione
A.1. - Capitolato speciale d appalto (parte normativa) - Lavoro a corpo. Comune di Barletta. (Provincia BAT) Lavori di
A.1. - Capitolato speciale d appalto (parte normativa) - Lavoro a corpo Comune di Barletta (Provincia BAT) Lavori di Lavori di realizzazione di 24 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nell ambito
Somme a disposizione dell'amministrazione ,85. Totale progetto ,91
Comune di Scido Provincia di Reggio Calabria CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO OPERE EDILI (LAVORI A MISURA) articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del Codice dei contratti (articolo 43, commi 3 e
Lavori di CUP: F94H
CITTÀ DI FABRIANO (Provincia di Ancona) Lavori di Lavori di adeguamento alle norme di igiene e sicurezza e realizzazione di dotazioni impiantistiche presso il Sant Antonio fuori le mura sede del Centro
COMUNE DI CERVETERI Provincia di Roma LAVORI DI RESTAURO IN PALAZZO RUSPOLI CERVETERI PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME AMMINISTRATIVE Coordinamento generale: Gruppo di progettazione:
Capitolato speciale d appalto - Lavoro a corpo. Comune di Ciriè. Corso Martiri della Libertà, Ciriè Torino. Lavori di
Capitolato speciale d appalto - Lavoro a corpo Comune di Ciriè Corso Martiri della Libertà, 33 10073 Ciriè Torino Lavori di LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA VIOLA
Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE
AUTORITA PORTUALE DI BRINDISI Cap 72100 BRINDISI Piazza Vittorio Emanuele II, 7 telefono 0831-562649/50 telefax 0831-562225 e-mail autorita.portuale.br@libero.it LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE DI
1.a - Capitolato speciale d appalto (parte normativa) Lavori a misura (dall 8 giugno 2011) ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI TODI (Provincia di PERUGIA)
1.a - Capitolato speciale d appalto (parte normativa) Lavori a misura (dall 8 giugno 2011) ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI TODI (Provincia di PERUGIA) LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE PER LA REALIZZAZIONE
PARTE PRIMA DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL APPALTO
Definizione tecnica ed economica dei lavori PARTE PRIMA DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL APPALTO ART. 1 - OGGETTO DELL APPALTO L oggetto dell appalto consiste
Capitolato speciale d appalto COMUNE DI PENNA IN TEVERINA PROVINCIA DI TERNI LAVORI P01 RECUPERO DEL VERSANTE FRANOSO e DEL PERCORSO CICLOPEDONALE SOTTO LE MURA Progetto Esecutivo CUP: CIG: CAPITOLATO
COMUNE DI BRINDISI UFFICIO TECNICO SETTORE LAVORI PUBBLICI FAX n. 0831/ P.IVA C.F
COMUNE DI BRINDISI UFFICIO TECNICO SETTORE LAVORI PUBBLICI FAX n. 0831/560715 P.IVA 00268880747 C.F. 80000250748 Piazza Matteotti 0831229111 PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013
COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI (Provincia di TORINO) Lavori di INTERVENTI FINALIZZATI ALL OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DA ESEGUIRSI PRESSO L EDIFICIO SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI E DESTINATO
DIOCESI DI CARPI ORDINANZA 47/2014 PROGETTO ESECUTIVO INERENTE IL RESTAURO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO DENOMINATO CONVENTO DELLE CLARISSE
DIOCESI DI CARPI ORDINANZA 47/2014 PROGETTO ESECUTIVO INERENTE IL RESTAURO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO DENOMINATO CONVENTO DELLE CLARISSE CODICE INTERVENTO: 3132 Spazio per timbri autorizzativi:
Comune di CANTOIRA Citta Metropolitana di TORINO
Comune di CANTOIRA Citta Metropolitana di TORINO CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO OPERE STRADALI (LAVORI A CORPO) Codice dei contratti D.lgs 50/2016 (articolo 43, commi 3 e seguenti, e 138, commi 1 e 2, D.P.R.
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO Allegati tecnici in attuazione del D.Lgs 163 del D.P.R. 207 del
Studio Tecnico Gulberti Dott. Ing. Gulberti Luca Geom. Gulberti Lucio V i a M o l i n o, 2 9 / c - 2 5 0 2 0 F a v e r z a n o d i O f f l a g a ( B S ) T e l e F a x. 0 3 0 / 9 7 9 9 0 7 w w w. g u l
PROGETTO ESECUTIVO COMUNE DI VILLASPECIOSA CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
COMUNE DI VILLASPECIOSA PROVINCIA DI CAGLIARI OGGETTO: PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DEL CENTRO IPPICO E RICOVERO PER CAVALLI EX STALLE SOCIALI PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO IL RESPONSABILE
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA PREMESSA
DIREZIONE GENERALE AREA EDILIZIA, PATRIMONIO IMMOBILIARE E ACQUISTI Servizio Processi Amministrativi di Area Tecnica VILLA REVEDIN BOLASCO A CASTELFRANCO VENETO (TV) PROCEDURA APERTA PER L APPALTO DEI
COMUNE DI MONTALCINO Provincia di Siena. Lavori di CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DEL CANALICCHIO
COMUNE DI MONTALCINO Provincia di Siena Lavori di CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DEL CANALICCHIO CUP: CIG: CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO art. 53, comma 4, periodi secondo, quarto e quinto, del decreto
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO (Art. 43 D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207)
Comune di Casoria, Città Metropolitana di Napoli Comune di Casoria Città Metropolitana di Napoli CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO (Art. 43 D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207) OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
COMUNE DI PERUGIA AREA RISORSE AMBIENTALI SMART CITY E INNOVAZIONE U.O. MANUTENZIONI
COMUNE DI PERUGIA AREA RISORSE AMBIENTALI SMART CITY E INNOVAZIONE U.O. MANUTENZIONI CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO (LAVORI A MISURA) articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del Codice dei contratti
Bonifica da lastre Eternit Capitolato Speciale d appalto
A.1. - Capitolato speciale d appalto (parte normativa) - Lavoro a corpo CITTA DI ARESE. Lavori di
A.1. - Capitolato speciale d appalto (parte normativa) - Lavoro a corpo CITTA DI ARESE (CITTA METROPOLITANA DI ARESE) Lavori di RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE EUROPA
CITTÀ di AGROPOLI LAVORI DI. CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO (articolo 45, commi 3 e seguenti, regolamento generale, d.p.r. 21 dicembre 1999, n.
CITTÀ di AGROPOLI (Provincia di Salerno) LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI AGROPOLI Nuovi blocchi loculi CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO (articolo 45, commi 3 e seguenti, regolamento generale, d.p.r.
Comune di Santa Maria a Vico PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO (ai sensi del DPR 207/2010 Titolo II Sezione III e IV )
Comune di Santa Maria a Vico PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO (ai sensi del DPR 207/2010 Titolo II Sezione III e IV ) SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE TRATTO VIARIO VIA TORRE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO (ART.
COMUNE DI RHO LAVORI DI REALIZZAZIONE PIATTAFORMA COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NELL AREA DI VIA SESIA RHO (MI)
COMUNE DI RHO (Provincia di Milano) LAVORI DI REALIZZAZIONE PIATTAFORMA COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NELL AREA DI VIA SESIA RHO (MI) CIG: _6262018CB7 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO articolo 53,
PARTE PRIMA... 4 Definizione tecnica ed economica dell appalto... 4 Titolo I Definizione economica e rapporti contrattuali... 4
PARTE PRIMA... 4 Definizione tecnica ed economica dell appalto... 4 Titolo I Definizione economica e rapporti contrattuali... 4 CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL APPALTO... 4 Art. 1. Oggetto dell appalto 4
Lavori di sostituzione del Gruppo Elettrogeno e dei Quadri Elettrici
Impossibile visualizzare l'immagine. CASSA NAZIONALEDI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTILIBERI PROFESSIONISTI CIG: Lavori di sostituzione del Gruppo Elettrogeno e dei Quadri Elettrici
APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI
CPTE Compartimento per il Lazio CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI (articolo 45, commi 3 e seguenti, regolamento generale, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554) OGGETTO: Lavori
Capitolato Speciale per l esecuzione di Lavori Pubblici Parte normativa Schema di contratto APPALTO A MISURA
Città di Cosenza Capitolato Speciale per l esecuzione di Lavori Pubblici Parte normativa Schema di contratto APPALTO A MISURA SERVIZIO APPALTI E GARE Indice CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL APPALTO Art.
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI STRALCIO PLESSO DI VIA BERSAGLIERE URSO -. ******* CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PARTE I. PARTE AMMINISTRATIVA CAPITOLO 01 NATURA
COMUNE DI BARLETTA (Provincia BAT) LAVORI DI "ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI SPAZI ESPOSITIVI E DEI RELATIVI SERVIZI DEL MUSEO CIVICO - CASTELLO SVEVO - BARLETTA (BT)" PROGETTO ESECUTIVO
UNIONE DI COMUNI SEI IN LANGA. Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER L ACQUISIZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA
UNIONE DI COMUNI SEI IN LANGA Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER L ACQUISIZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento, nel rispetto della normativa comunitaria,
REPUBBLICA ITALIANA ENTE COMUNE DI NISCEMI PROVINCIA DI CALTANISSETTA
REPUBBLICA ITALIANA ENTE COMUNE DI NISCEMI PROVINCIA DI CALTANISSETTA APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RECUPERO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EX CONVENTO
Agenzia del Demanio LAVORI DI
Agenzia del Demanio Direzione Regionale Emilia Romagna LAVORI DI Lavori di RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL CHIOSTRO DI SAN ULDARICO - PARMA CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO articolo 53, comma 4, periodi
AUTORITA PORTUALE DI LIVORNO. Dragaggio del lato Nord del Molo Italia del Porto di Livorno
AUTORITA PORTUALE DI LIVORNO Lavori di Dragaggio del lato Nord del Molo Italia del Porto di Livorno CUP: B47G13000000007 CIG: 5627718BCC CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO art. 53, comma 4, periodi secondo,
Comune di Monopoli. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL CANILE SANITARIO E RIFUGIO di MONOPOLI. CUP: C65D
Comune di Monopoli (Provincia di Bari) LAVORI DI COSTRUZIONE DEL CANILE SANITARIO E RIFUGIO di MONOPOLI. CUP: C65D10000320004 CIG: CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO articolo 53, comma 4, terzo periodo, del
1 - Capitolato speciale d appalto (parte normativa) - Lavori a misura
1 - Capitolato speciale d appalto (parte normativa) - Lavori a misura ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE Direzione Regionale per il Trentino Alto Adige Ufficio Tecnico via Tommaso Gar, 16/2-38100
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO. Contratto a misura
CITTÀ di FABRIANO PROVINCIA DI ANCONA Settore Assetto e Tutela del Territorio Lavori di Valorizzazione della cinta muraria del nucleo storico della frazione di San Donato CUP: F97H15000090009 CIG: CAPITOLATO
Somme a disposizione dell'amministrazione ,24. Totale progetto ,78
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO (LAVORI A MISURA) articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del Codice dei contratti (articolo 45, commi 3 e seguenti, regolamento generale, D.P.R. 21 dicembre 1999,
COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO PROVINCIA DI REGGIO NELL EMILIA PRATICA DI RIORDINO PREVENZIONE INCENDI CASA PROTETTA E CENTRO DIURNO DI CASTELNOVO DI SOTTO (RE) PRIMO STRALCIO FASE - PROGETTO ESECUTIVO
COMUNE DI VIGEVANO. Settore LL.PP. e Viabilità Servizio Urbanizzazioni, Strade e Verde Pubblico. Lavori di
COMUNE DI VIGEVANO Settore LL.PP. e Viabilità Servizio Urbanizzazioni, Strade e Verde Pubblico Lavori di LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2015 CUP: I59J15000320004 CIG: 63533885A2 CAPITOLATO

References: articolo 53
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 8
 Art. 9
 Art. 10
 Art. 11
 Art. 12
 Art. 13
 Art. 14
 Art. 15
 Art. 16
 Art. 17
 Art. 18
 Art. 19
 Art. 20
 Art. 21
 Art. 22
 Art. 23
 Art. 24
 Art. 25
 Art. 26
 Art. 27
 Art. 28
 Art. 29
 Art. 30
 Art. 31
 Art. 32
 Art. 33
 Art. 34
 Art. 35
 Art. 36
 Art. 37
 Art. 38
 Art. 39
 Art. 40
 Art. 41
 Art. 42
 Art. 43
 Art. 44
 Art. 45
 Art. 46
 Art. 47
 Art. 48
 Art. 49
 Art. 50
 Art. 51
 Art. 52
 Art. 53
 Art. 54
 Art. 55
 Art. 56
 Art. 57
 Art. 58
 Art. 59
 Art. 60
 Art. 61
 Art. 62
 Art. 63
 Art. 64
 Art. 65
 Art. 66
 Art. 67
 articolo 10
 articolo 90
 Art. 1
 articolo 1374
 articolo 3
 articolo 66
 Art. 2
 Art. 3
 articolo 53
 articolo 118
 articolo 2
 articolo 132
 articolo 2
 Art. 4
 articolo 118
 articolo 30
 articolo 28
 articolo 3
 Art. 5
 articolo 132
 articolo 38
 Art. 6
 Art. 7
 articolo 3
 articolo 131
 articolo 131
 articolo 89
 articolo 40
 articolo 132
 Art. 8
 articolo 106
 Art. 9
 articolo 37
 Art. 10
 articolo 2
 articolo 3
 articolo 4
 Art. 11
 articolo 167
 Art. 12
 Art. 13
 articolo 153
 articolo 11
 articolo 41
 Art. 14
 Art. 15
 articolo 14
 articolo 14
 articolo 14
 articolo 159
 Art. 16
 articolo 132
 articolo 190
 articolo 19
 Art. 17
 articolo 16
 articolo 14
 Art. 18
 articolo 145
 articolo 13
 articolo 13
 articolo 21
 Art. 19
 articolo 43
 Art. 20
 articolo 14
 articolo 15
 articolo 16
 articolo 18
 articolo 21
 Art. 21
 articolo 136
 articolo 18
 Art. 22
 articolo 5
 articolo 118
 articolo 5
 articolo 184
 Art. 23
 articolo 43
 articolo 40
 articolo 3
 Art. 24
 articolo 179
 articolo 40
 articolo 32
 Art. 25
 articolo 27
 Art. 26
 articolo 140
 Art. 27
 articolo 4
 articolo 194
 articolo 195
 articolo 185
 articolo 141
 articolo 28
 articolo 48
 articolo 2
 articolo 118
 articolo 53
 articolo 66
 articolo 52
 articolo 53
 articolo 53
 art. 53
 Art. 1
 articolo 53
 articolo 53
 articolo 53
 articolo 53
 articolo 53
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 articolo 53
 articolo 53
 ART. 1
 art. 53
 articolo 53
 articolo 53
 Art. 1
 ART. 1
 articolo 53
 art. 53
 articolo 53
 articolo 53