Source: https://www.scribd.com/document/319087793/Liquidacion-de-Obra
Timestamp: 2018-11-15 08:40:02+00:00

Document:
333767144-Manual-Ubs.pdf
Uso como estacion total_ES-105.pdf
documentos_Inicial_CienciayAmbiente-II.pdf
norma para compresion de 4 a 8.pdf
Aplicacinrodillolisovibratorio 150616025259 Lva1 App6892
170mdsjbrr.pdf
PROCESOS PREVIOS A LA LIQUIDACIÓN
Informe final de terminación o corte de obra
Propuesta de designación de la Comisión
Designación Resolutiva de la Comisión
Para dar inicio al proceso de liquidación, el, Residente de Obra o responsable de su
ejecución, presentará el “Informe Final” ya sea por terminación de obra (caso obra
concluida) o por corte de obra (obra no concluidas), cualquiera sea el caso, el
Residente solicitará al Jefe de Área de Obras y Proyectos a fin se realice la
“Verificación y Resección” de los trabajos en obra.
1.1.1. Los Ejecutores Presentan Informe Final
Documento que formula el Residente o ejecutores de la obra con V° B° del Supervisor,
a) Informe final por conclusión de trabajo en obra.- Cuándo la ejecución de
sus metas se realice en un 100% tal como fueron programadas en función
a su Expediente Inicial. Anexo Nro. 01 (A).
b) Informe final por corte de Obra.- Este tipo de documento se presentará,
cuándo en el momento de recibir las órdenes de suspensión, paralización
de los trabajos en obra, las características de la dicha obra sean de
“inconclusa, observada, paralizada o intervenida”; Ya sean por motivos
presupuéstales, finalización del año u otras causas. Las proformas,
modelos y demás procedimientos se detalla en Anexo Nro. 01 (B).
En caso, el Ingeniero Residente no pudiese remitir algunos de los documentos arriba
mencionados, a pesar de corresponderle por el tipo de trabajo realizado, este deberá
ser constar las razones o motivos que le impiden sustentar de tal acto o proceso.
Corresponde al Área de Obras y Proyectos, proponer y plantear su designación, a los
integrantes de la comisión de Liquidación, en concordancia a lo establecido en el título
primero de la presente Directiva, en su condición de “organizador del proceso” de
liquidación físico financiero.
En caso de existir dentro de Organización Municipal la Dirección Supervisión y
Liquidación, serán ellos los responsables para hacer cumplir lo prescrito en la presente
Durante el Proceso Previo.- El jefe del Área de Obras y Proyectos, mediante un
informe comunicará a la dirección de Administración o a la Alcaldía, sobre el tenor del
informe remitido por el Residente; en que da ha conocer, que la obra en referencia se
encuentra en condiciones de ser “Verificado y Recepcionado”, que a su vez planteará
la propuesta de designación a la Comisión de Liquidación, que estará integrada como
mínimo por dos (2) miembros y son:
presentada por los ejecutores a través de Residente de Obra.“Año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático” UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES FACULTAD DE INGENIERÍA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL - Un Ingeniero o Arquitecto Colegiado. 1. Formato R-5.2. mediante una Resolución Directoral o por Resolución de Alcaldía (de ser el caso).2. c) El Acta será distribuido de la manera siguiente: El original se adjunta al expediente de liquidación Copia al archivo de la Alcaldía o Administración Copia al archivo del Área de Obras y Proyectos Copia a la Comisión de Recepción y Liquidación.3. comunique que la Obra está lista para la entrega o verificación.. - El Residente de la Obra y/o el Ingeniero Supervisor. con la finalidad de “Verificar” la culminación de los trabajos en obra. Designación Resolutiva La Alcaldía o Dirección de Administración. 2. de que la ejecución se ha fundamentado en el cumplimiento de las especificaciones técnicas. - Un Contador Público Colegiado que actuará como Miembro de la Comisión. planos y demás documentos dados en el expediente técnico.1. Anexo 03. de la presente Directiva. el Supervisor realice la inspección de manera completa y detallada sobre la conclusión de la obra y sea quién Página 2 . Adjunto modelos y secuencia de proceso. es muy importante que cuándo el titular de la Unidad Ejecutora o el Residente. b) Constatado la conformidad y con la certificación del Supervisor de Obra. Luego se procederá en levantar el Acta de Verificación y Recepción..1 Recepción de Obras Concluidas Por consiguiente.Que no haya participado en la ejecución ni supervisión de la obra a liquidarse y es quién lo presidirá la Comisión. VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA a) Designado resolutivamente la Comisión de Liquidación. para su Ejecución” como tal en un plazo no mayor a 3 días aprobará. teniendo como base la propuesta y petición presentada por el Jefe del Área de Obras y en cumplimiento a lo dispuesto por Resolución Municipal de “Aprobación del Expediente Técnico. aludida en el informe final por terminación o por corte de obra. Copia al Residente de Obra o Ejecutores. Anexo 03. la designación a los integrantes de la Comisión. se constituirá en el lugar de la obra en un plazo (10 días).Actuaran como Asesores de la Comisión. 2.
El Expediente de Liquidación Físico.“Año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático” UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES FACULTAD DE INGENIERÍA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL certifique previamente que la obra.2 Verificación y Recepción de Obras no Concluidas a) Las obras que hayan sido parcialmente ejecutadas y tengan características de obra inconclusa. 2. por ello dejará constancia en el Pliego de Observaciones. es procedente formular el Acta de Verificación y Recepción. está en condiciones del proceso respectivo.. b. En el presente caso. De acuerdo a los planteamientos establecidos en los numerales 2. modificaciones debidamente sustentadas y aprobadas por el Supervisor de Obra. levanten las observaciones. intervenida o paralizada. se concluye que el jefe del Área de Obras deberá cumplir con designar a un “Supervisor” para 3 a 5 obras como máximo (Carga de Obra por Supervisor) o Coeficiente de Participación.1. ya sea por causales presupuéstales u otros “Corte de Obra” que explica su futura culminación una vez superado las causas que lo conllevaron a la suspensión o corte de obra. según el Anexo 03.2. o que existan defectos. b) En el presente caso.. presentada por el Residente o ejecutores.2.Si las características de lo ejecutado. entonces no será procedente la recepción.haciendo constar que lo ejecutado tiene características de inconcluso. es procedente formular el Acta de Verificación y Recepción. o esté paralizado y que la obra continuará en su ejecución. motivo de entrega y recepción. sea de concluido y apto para su puesta en servicio. el mismo que se remitirá al Órgano Ejecutor a fin de que conjuntamente con el Residente de obra. 2. Asimismo. o no esta lista para entrar en servicio. planos. según sea la Envergadura del Proyecto. en relación con las especificaciones técnicas. quedará en el poder la Comisión de Página 3 . Si la Comisión no encuentra conforme la ejecución de obra.3 Pliego de Observaciones a.2 “Propuesta de Designación” de la Comisión de Liquidación. puede participar y ser elegido como “Presidente” de la Comisión de Liquidación y por ningún motivo puede paralelamente desempeñar funciones de “Supervisor y Presidente” en la dicha Comisión. en un plazo máximo de 30 días calendarios que se contabilizarán a partir de la recepción del Pliego.
cuándo tenga observaciones pendientes a ser absueltas por el proyectista. Página 4 . Liquidación Final.. debiendo devolver merecen corrección. con el resultado de la información físico y financiera presentada por la Oficina de Infraestructura. quienes verificada la misma levantaran “Acta de Verificación y Recepción”. La Comisión revisará. Liquidación Parcial. 3.1 CONSIDERACIONES TÉCNICAS EN LA LIQUIDACIÓN La Liquidación Físico Financiera de una obra.1. 3. 3. Si se trata de Estudios deberá estar lista para iniciar con el trámite de su financiamiento o para ser considerada dentro de Plan Anual de Actividades. obteniéndose el costo real de la obra.Se efectuarán en obras concluidas y aptas para su puesta en servicio.0 PROCESO DE LIQUIDACIÓN El proceso de liquidación propiamente dicho se inicia desde que la comisión de Liquidación se constituya a la obra para su verificación y recepción.“Año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático” UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES FACULTAD DE INGENIERÍA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL Liquidación. esta definida como una acción final que es obligatorio realizar al haber concluido los trabajos físicos en la obra y/o estudios.4 solo los documentos que Absolución a las Observaciones Al termino del “Levantamiento de las Observaciones” los ejecutores comunicaran este hecho a la comunicación de Recepción y Liquidación. En Caso de Estudios. la misma Comisión se encargará de la Liquidación Física Financiera en un plazo no mayor de 30 días calendarios contados a partir de la suscripción de la referida Acta.1. En cuanto a las responsabilidades y plazos.2. si planea ejecutar con presupuesto propio. en original y cinco copias. para ello se evaluará el proceso constructivo y el manejo presupuestal. analizará y confrontará técnicamente lo verificado físicamente en la obra. intervenida o paralizada por causales presupuéstales u otras. efectuando su distribución de acuerdo a lo señalado líneas arriba. Administrativas y sobre el detalle de los gastos que demandó la ejecución.Se efectuará en aquellas obras con características de inconclusa. Plazo para Ejecutar la Liquidación Formulado el Acta de Terminación y/o Recepción de los trabajos. 2.. serán contados a partir de la fecha en que apruebe la Resolución de designación. ya sea como liquidación parcial o final.
deberá cumplir con designar al Supervisor de Obras y Proyectos. La liquidación Física Financiero. comprenderá aspectos técnicos y financieros.Para Obras de Habilitación Urbana y similares. Anexo Nro. en las que no se hayan terminado la ejecución de metas físicas programadas de acuerdo al Expediente Técnico inicial aprobado. en recibir o ser designado como Presidente de la Comisión de Liquidación. b) Liquidación Parcial Se ejecutará en calidad de liquidación parcial. estudio u obra: a) Liquidación Total Se ejecutará cuándo los trabajos hayan sido culminados al 100% de las metas físicas programadas de acuerdo al Expediente Técnico inicial aprobado. Sólo en caso de obras concluidas. el Jefe del Área de Obras y Proyectos. su contenido referencial será de acuerdo a la pro forma del Anexo Nro. Memoria Descriptiva Valorizada . Parámetros en la Liquidación Total o Parcial. 04. entidad u organismo beneficiario. la misma Comisión se encargará de la Liquidación Física Financiera en un plazo no mayor de 30 días calendarios contados a partir de la suscripción de la referida Acta. que por ningún Página 5 . Se formula sólo para las obras concluidas. adjuntar la “Minuta de la Declaración de Fábrica”. cuándo los trabajos estén con características de inconclusa o paralizada. que no deberá exceder de 3 a 5 Obras como máximo (carga de obra por supervisor). Asimismo. b) Supervisores y Coeficiente de Participación. sin embargo son limitaciones. Pro formas. Formulado el Acto de Terminación y/o Resección de los trabajos. Otras Consideraciones Técnicas en la Liquidación a) La comisión revisará el Proyecto de la Declaratoria de fábrica o Memoria Descriptiva Valorizada. 3. está definida como una acción final (post-ejecución) de un proyecto..1. deberá cumplir con designar al Supervisor de Obra. el mismo que servirá de base para la tramitación de la inscripción como propiedad en los Registros Públicos por parte de l sector.Para Obras de Edificación y similares.3. no esta impedido por los términos de la presente Directiva. 3.1..El Jefe del Área de Obras y Proyectos. 02.“Año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático” UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES FACULTAD DE INGENIERÍA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL El informe elaborado por la Comisión de liquidación. Declaratoria de Fábrica..2.
  Ejecución De Obra    Cuaderno de obra Movimiento de almacén Autorización y ordenes en obra Página 6 . en cada caso: Expediente Técnico Inicial  File Del Proyecto.1 Responsabilidades: Oficina de Ingeniería El Residente o Responsable de la ejecución de la Obra. el Expediente Inicial y el Expediente Final con los siguientes detalles.2.Documento que justifican y dan origen.2 RESPONSABLES PARA LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN FÍSICO FINANCIERO 3. herramientas.  Evaluación y Opinión Favorable  Aprobación Resolutiva del Expediente Técnico  Expediente Técnico Aprobado  Es importante por contener los documentos aprobados inicialmente. etc. a la priorización. Certificados. los cuales nos permiten conocer los antecedentes de la obra que se liquida. aprobación y ejecución de obra.    Expediente Técnico Final   Procesos Previos Al Inicio De Obra         Designaciones Requerimientos de obra Cotización de precios Comprobantes de pago.  Memoriales. actas de Compromiso. remitirá a la Comisión de Liquidación los siguientes documentos: Liquidación Física Deberá contener.“Año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático” UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES FACULTAD DE INGENIERÍA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL motivo puede paralelamente desempeñar las dos funciones: Supervisor y Presidente de la Comisión de Liquidación.  Elaboración de Expediente Técnico. de la adquisición y compra de materiales. Legalización del cuaderno de obra Acta de entrega de terreno Acta de inicio de obra Otros documentos de la etapa previa al inicio de obra. 3. etc.
3 Responsabilidades De La Comisión De Liquidación  Formular el Acta de Verificación y Recepción de Obra (según sea el caso).“Año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático” UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES FACULTAD DE INGENIERÍA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL                 Aval de las hojas de tareo libretas de Tiempo Libretas de sobretiempo Hojas de tareo Plañías de obra Libretas de control de maquinarias Libretas de consumo Valorización mensual Acta de terminación de los trabajos Documentos técnicos finales Memoria descriptiva final de obras Planos: replanteos.2. dentro de los 10 días de concluida la obra. Abastecimientos Y Tesorería ) Formular la Liquidación Financiera Patrimonial con los documentos sustentatorios de gastos para ser remitidos a la Jefaturas de Obras y a la Comisión Liquidación de Obras.2 Responsabilidades De La Oficina De Administración Y Las Áreas Que Conforman (Contabilidad. considerando importante los siguientes documentos:     El analítico de gastos ejecutados por especifica de gastos. dibujos de trabajo.  Procesos Posteriores A La Terminación De Obra  Inventario y valorización de saldos  Devolución de saldos de obra  Declaratoria de Fabrica  Minuta de declaratoria de fabrica  Proforma de menoría descriptiva valorizada  Otros.. etc. Especificaciones técnicas Metrados finales Otros documentos. como obra: concluida o corte de obra Página 7 . 3.2. Otros documentos de la etapa previa al inicio de la obra... bajo responsabilidad de acuerdo a la ejecución de gastos. 3.. por cada año que duro la ejecución de obra Saldo de materiales en almacén Bienes en transito La liquidación física deberá ejecutarse.
Al Grado de Cumplimiento de Metas Programadas Todos los documentos referidos a la obra en proceso de liquidación. Documentos: de la etapa de ejecución de Obra.4 Responsabilidades Del Alcalde Aprobación de la liquidación física financiera (parcial o total) de la obra. 02 Página 8 . Al Proceso de Ejecución de Obra. Documentos Financieros Se detalla en el Anexo Nro.“Año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático” UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES FACULTAD DE INGENIERÍA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL  Elaborar el informe de liquidación Física financiera de la Obra 3.3 EVALUACIÓN.2 Documentos: de los procesos previos al inicio de obra. forma parte de acervo documentario.3. Documentos: procesos posteriores a la terminación de obra.2.  Acta de Entrega Física de la Obra. La Consolidación.1 Documentos técnicos Expediente inicial   File del Proyecto Expediente Técnico Aprobado Expediente Técnico Final    3. desde la etapa de la solicitud y petición para la elaboración del expediente técnico asta las notas de reingreso y las acta de devolución de materiales al almacén. seguido en la función de la modalidad de ejecución.3. Con la misma importancia que los documentos de la etapa final de ejecución y entrega de obra al sector correspondiente. al sector correspondiente en coordinación con la Alcaldía y la Comisión de la Liquidación. mediante Acto Resolutivo de Alcaldía Municipal (Según sea el caso). se realizara en función a los siguientes documentos: 3. 3. SEGUIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN La comisión en el cumplimiento de su responsabilidad le compete realizar la Evaluación y seguimiento en los siguientes documentos:    Al Expediente Técnico Inicial y Metas Programadas.
“Año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático” UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES FACULTAD DE INGENIERÍA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL Información presupuestal patrimonial por especifica de gastos: Ejecución Presupuestal y Patrimonial Estados Analíticos de Ejecución Presupuestal Resumen de Ejecución Patrimonial Anual Resumen de Ejecución Presupuestal Global Resumen de Ejecución Patrimonial Global - Saldo de Materiales en almacén Formato: Saldo de Materiales en Almacén - Bienes en Transito Formato de Bienes en Transito - Anticipos y Encargos no Rendidos Según sea el caso y motivos 3. Anexos Nro. Modelos. 01 (A). paralizaciones.3 Documento Administrativos Todos los documentos que tienen motivos desarrollados en función a la obra. Titulo de Propiedad del Terreno En caso de obras ubicadas en sectores marginales y zonas rurales: Acta de adjudicación de terreno. bajo cualquiera de las modalidades. transferencia. 01 (A) Cuaderno de Obra. “Expediente Inicial”. Acta de entrega de terreno. Licencia de Construcción y Otros del Proceso Constructivo  Licencia de construcción (exonerado). Conformidad de Obras File de Obra Resolución de Aprobación de Modificaciones Otros documentos tales como: variación de presupuesto. Página 9 . Adjunto en el Anexo Nro. tienen importancia para realizar el seguimiento de los antecedentes de ejecución Física y Presupuestal de la obra a Liquidarse.3. en caso de haber intervenido la Municipalidad en la ejecución.
EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA AL SECTOR El Área de Obras y Proyectos. por parte de las direcciones correspondientes de la institución. a petición de la Comisión de Liquidación.  Autorización de la rebaja contable (de corresponder el caso). se responsabilizará de ordenar y formular el Expediente de Transferencia. consolidando su contenido en la siguiente información:          4.0.  Consolidar la Transferencia de Obra Concluida al Sector y/o Entidad Correspondiente. Así mismo. en la parte resolutiva se considera:  La aprobación de la liquidación Física Financiera de la Obra. que consiste en la aprobación de la Información Técnica Financiera de la Obra.2 Datos generales Base Legal Antecedentes Grado de cumplimiento a las metas programadas Informe Final de Conclusión o corte de Obra (Liquidación Física ) Informe Contable (Liquidación Financiera) Conclusiones Recomendaciones File de Obra APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN Basándose en el Informe de Liquidación de Obra (parcial o final) se elabora el”proyectote resolución” (Anexo N° 03) “formulación y aprobación del expediente de liquidación” que se elevara a la alcaldía. el cuál contendrá los siguientes documentos.  Trascripción de la Resolución a quienes corresponda de acuerdo a la Ley.  Memoria Descriptiva Final (copia)  Documentos de Aval (copia) Página 10 . previa revisión y conformidad.0. FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN FÍSICO FINANCIERO 4. antes del proceso inaugural.“Año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático” UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES FACULTAD DE INGENIERÍA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 4. En el caso de obra concluida de la Resolución Directa deberá ser refrendada con una Resolución de Alcaldía. En las Municipalidades Distritales se Emitirá directamente la Resolución de Alcaldía (según el caso) 5.1 FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN “Informe de Liquidación” es el documento que elabora la Comisión de Liquidación.
2 EL Área de Obras y Proyectos. evaluará y recomendará el caso de incumplimiento a la presente Directiva. conjuntamente con la Comisión de Liquidación. ningún funcionario o trabajador se eximirá de responsabilidades en el suministro de información Físico Financiero. así como la comisión de liquidación.7 Los diferentes Órganos Estructurados de la Municipalidad. 6. gozarán de plena autonomía en las acciones inherentes a su función. 6. que no incidieron en la ejecución de la Obra. quedan obligados bajo responsabilidad a presentar todo el apoyo necesario para el mejor cumplimiento de las Acciones de Liquidación. N° 276 – Ley de Bases de la carrera Administrativa y su respectivo Reglamento. 6.6 El Área de Obras y Proyectos. en concordancia con el D.1 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 6. 6. 6.“Año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático” UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES FACULTAD DE INGENIERÍA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL     Declaratoria de Fábrica.3 Las Liquidaciones efectuadas deben llevar la firma y post-firma de los profesionales que realizan este proyecto. Los formatos y Modelos de referencia se adjuntan en el Anexo 04. 6.9 La presente Directiva tiene Vigencia a partir de la fecha de su aprobación.L. serán adjuntos bajo responsabilidad de uso del que lo ha dispuesto. Página 11 . resolverán los casos no prescrito en la presente Directiva. dispuestos sin conocimiento del Residente. Estudios y Obras.5 En caso la Institución tenga la oficina de Control Interno o Auditoria Interna.4 Los mayores Costos Indirectos. 6.8 Para los efectos de Liquidación de Proyectos. 6. Formato FT-66 Proforma Minutas de Declaratoria de Fábrica Proforma Memoria Descriptiva Valorizada Otros de Importancia.
Documents Similar To Liquidación de Obra

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución