Source: http://obejma.pl/przetargi/pokaz/82782-adaptacja-kamienicy-przy-ul-bydgoskiej-50-52-w-toruniu-na-cele-kulturalne-oraz-spolecznie.html
Timestamp: 2020-01-19 13:24:33+00:00

Document:
Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50-52 w Toruniu na cele kulturalne oraz społecznie użyteczne. | Toruń - Obejma.pl
Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50-52 w Toruniu na cele kulturalne oraz społecznie użyteczne.
Zamawiający: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego, 87-100 Toruń (Kujawsko-pomorskie)
Termin składania ofert: Data: 30.01.2020, godzina: 12:00 (11 dni do końca)
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia: Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50-52 w Toruniu na cele kulturalne oraz społecznie użyteczne.
Gmina Miasta Toruń, 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, osoba do kontaktów: Marcin Kłysik fax. (56) 6118842, mail: wiir@um.torun.pl, m.klysik@um.torun.pl
Toruńska Agenda Kulturalna, 87-100 Toruń, ul. Pod Krzywą Wieżą 1, osoba do kontaktów: Krystian Kubjaczyk, tel. 662 072 661, mail: k.kubjaczyk@tak.torun.pl , krajowy numer identyfikacyjny 34048888600000
Adres profilu nabywcy: www.bip.torun.pl
Zamówienie jest prowadzone wspólnie przez dwóch Zamawiających na podstawie zawartego porozumienia o wspólnym prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 9.12.2019 r. w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, pomiędzy Toruńską Agendą Kulturalną z siedzibą w Toruniu, ul. Pod Krzywą Wieżą 1, 87-100 Toruń (Lider) oraz Gminą Miasta Toruń z siedzibą w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń (Partner), przy czym GMT odpowiada za zapłatę wynagrodzenia za zadanie nr II, a TAK za zadanie nr I. Z uwagi na konieczność wykonania prac w obu funkcjonalnie powiązanych obiektach przez jednego Wykonawcę niniejsze postępowanie ma na celu wyłonienie Wykonawcy dla obu tych zadań. W związku z powyższym Zamawiający informują, że w przypadku przekroczenia środków jakie jeden z Zamawiających zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia dla danego zadania postępowanie może zostać unieważnione w całości na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP pomimo, że łączna kwota przewidziana na realizację całego zamówienia jest niższa od oferty najkorzystniejszej. Środki jakie każdy z Zamawiających zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (z podziałem na oba zadania) zostaną odczytane podczas procedury publicznego otwarcia ofert. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn. „Kulturalna szkieletówka – adaptacja zabytkowej kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne”, realizowanego zgodnie z umową partnerstwa PR.1162-3/10/2018 z dnia 26.07.2018 r. oraz zadania pn. „GPR - REAnimacja Bydgoskiej 52 – adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne”, z uwagi na konieczność wykonania prac w obu funkcjonalnie powiązanych obiektach przez jednego wykonawcę, w całości przeprowadzi Partner. Strony wyznaczają Partnera jako Zamawiającego upoważnionego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w ich imieniu i na ich rzecz. Partner odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności za: a) pełną obsługę administracyjno-biurową i wyposażenie techniczne, b) wykonywanie obowiązków kierownika Zamawiającego, c) powołanie członków komisji przetargowej (w skład komisji będzie wchodziły dwie osoby wskazane przez Lidera i osoby wskazane przez Partnera), d) ewentualne powołanie biegłych, e) zapewnienie odpowiednich warunków pracy członkom komisji przetargowej oraz biegłym, f) zamieszczanie ogłoszeń we właściwych publikatorach, g) inne czynności wynikające z przepisów prawa związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem zamówienia, z zastrzeżeniem § 1 ust. 5 i 6 zawartego porozumienia, takie jak np. wybór najkorzystniejszej oferty, unieważnienie postępowanie, itp., w tym czynności podejmowane w postępowaniu odwoławczym w wypadku wniesienia przez wykonawców środków ochrony prawa (wybór pełnomocnika do reprezentowania Stron przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz przed właściwym sądem okręgowym), h) przechowanie i zabezpieczenie dokumentacji przetargowej. Przez każdego z Zamawiających zostaną zawarte odrębne umowy na roboty budowlane z wykonawcą wybranym w postępowaniu przeprowadzonym przez Partnera. Lider upoważnia Partnera do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia w imieniu i na rzecz Lidera, na zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu, z zastrzeżeniem, że każda ze Stron Porozumienia zawrze umowę w swoim imieniu i na swoją rzecz.
Urząd Miasta Torunia, Wydział Inwestycji Remontów, ul. Wały gen. Sikorskiego 10, sekretariat, 87-100 Toruń
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50-52 w Toruniu na cele kulturalne oraz społecznie użyteczne.
Numer referencyjny: 153/2019
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 - 52 w Toruniu na cele kulturalne oraz społecznie użyteczne”. 1.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania: Zadanie I: Kulturalna szkieletówka - adaptacja zabytkowej kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne”. 1.2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) prace ogólnobudowlane z zakresu remontu i przebudowy budynku, 2) prace konserwatorskie w budynku, 3) renowacja i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 4) roboty w zakresie instalacji wod-kan, 5) roboty w zakresie instalacji c.o., 6) roboty w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej, 7) roboty w zakresie instalacji odgromowej i elektrycznej, 8) roboty w zakresie instalacji niskoprądowych. Uwaga: Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy i montażu wyposażenia. 1.2.2. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, z podziałem na Zadanie I i Zadanie II (opracowania wykonane przez Pawła Glińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „BUDEN Biuro Inżynierskie Paweł Gliński”, w tym aneks do projektu budowlanego - opracowanie własne WIiR UMT; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do wzoru umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną, na podstawie oględzin terenu budowy oraz zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami administracyjnymi. Zadanie II: „GPR - REAnimacja Bydgoskiej 52 – adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne”. 1.2.3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) prace ogólnobudowlane z zakresu remontu i przebudowy budynku, 2) prace konserwatorskie w budynku, 3) wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych, 4) renowacja i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 5) roboty w zakresie instalacji wod-kan, 6) roboty w zakresie instalacji c.o., 7) roboty w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej, 8) roboty w zakresie instalacji odgromowej i elektrycznej, 9) roboty w zakresie instalacji niskoprądowych, 10) wykonanie elementów zagospodarowania terenu. Uwaga: Przedmiot umowy nie obejmuje dostawy i montażu wyposażenia. 1.2.4. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, z podziałem na Zadanie I i Zadanie II (opracowania wykonane przez Pawła Glińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „BUDEN Biuro Inżynierskie Paweł Gliński”, w tym aneks do projektu budowlanego - opracowanie własne Zamawiającego oraz projekt wykonawczy zabezpieczenia ściany zewnętrznej – opracowanie wykonane przez Piotra Bieleckiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „X-BUD Piotr Bielecki”; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do wzoru umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną, na podstawie oględzin terenu budowy oraz zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami administracyjnymi. 1.3. Zamówienie jest prowadzone wspólnie przez dwóch Zamawiających na podstawie zawartego porozumienia o wspólnym prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 9.12.2019 r. w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, pomiędzy Toruńską Agendą Kulturalną z siedzibą w Toruniu, ul. Pod Krzywą Wieżą 1, 87-100 Toruń (Lider) oraz Gminą Miasta Toruń z siedzibą w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń (Partner), przy czym GMT odpowiada za zapłatę wynagrodzenia za zadanie nr II, a TAK za zadanie nr I. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn. „Kulturalna szkieletówka – adaptacja zabytkowej kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne”, realizowanego zgodnie z umową partnerstwa PR.1162-3/10/2018 z dnia 26.07.2018 r. oraz zadania pn. „GPR - REAnimacja Bydgoskiej 52 – adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne”, z uwagi na konieczność wykonania prac w obu funkcjonalnie powiązanych obiektach przez jednego wykonawcę, w całości przeprowadzi Partner. Strony wyznaczają Partnera jako Zamawiającego upoważnionego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w ich imieniu i na ich rzecz. Partner odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności za: a) pełną obsługę administracyjno-biurową i wyposażenie techniczne, b) wykonywanie obowiązków kierownika Zamawiającego, c) powołanie członków komisji przetargowej (w skład komisji będzie wchodziły dwie osoby wskazane przez Lidera i osoby wskazane przez Partnera), d) ewentualne powołanie biegłych, e) zapewnienie odpowiednich warunków pracy członkom komisji przetargowej oraz biegłym, f) zamieszczanie ogłoszeń we właściwych publikatorach, g) inne czynności wynikające z przepisów prawa związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem zamówienia, z zastrzeżeniem § 1 ust. 5 i 6 zawartego porozumienia, takie jak np. wybór najkorzystniejszej oferty, unieważnienie postępowanie, itp., w tym czynności podejmowane w postępowaniu odwoławczym w wypadku wniesienia przez wykonawców środków ochrony prawa (wybór pełnomocnika do reprezentowania Stron przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz przed właściwym sądem okręgowym), h) przechowanie i zabezpieczenie dokumentacji przetargowej. Przez każdego z Zamawiających zostaną zawarte odrębne umowy na roboty budowlane z wykonawcą wybranym w postępowaniu przeprowadzonym przez Partnera. Lider upoważnia Partnera do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia w imieniu i na rzecz Lidera, na zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu, z zastrzeżeniem, że każda ze Stron Porozumienia zawrze umowę w swoim imieniu i na swoją rzecz. Z uwagi na konieczność wykonania prac w obu funkcjonalnie powiązanych obiektach przez jednego Wykonawcę niniejsze postępowanie ma na celu wyłonienie Wykonawcy dla obu tych zadań. W związku z powyższym Zamawiający informują, że w przypadku przekroczenia środków jakie jeden z Zamawiających zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia dla danego zadania postępowanie może zostać unieważnione w całości na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP pomimo, że łączna kwota przewidziana na realizację całego zamówienia jest niższa od oferty najkorzystniejszej. Środki jakie każdy z Zamawiających zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (z podziałem na oba zadania) zostaną odczytane podczas procedury publicznego otwarcia ofert. 1.4. Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględni je w wynagrodzeniu ryczałtowym. 1.5. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, osób wykonujących wskazane poniżej czynności związane robotami budowlanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: - czynności fizyczne i obsługa maszyn przy robotach ogólnobudowlanych, związanych z remontem i przebudową budynku, robotach sanitarnych oraz robotach elektrycznych. Szczegóły dotyczące wymagań zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawarte zostały we wzorach umów, stanowiących załącznik do SIWZ 1.5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 1.6. Zamawiający będzie stosował procedurę odwróconą, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp. 1.7. Informacje i wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo oraz wypłacie wynagrodzenia w częściach i procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia zawarta są we wzorach umów stanowiących załącznik do siwz. 1.8. Zapisy dotyczące rozwiązań równoważnych uregulowane są w pkt 1.12. SIWZ.
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający mogą w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego udzielić zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp tj.: prac ogólnobudowlanych z zakresu remontu i przebudowy budynku, prac konserwatorskich w budynku, renowacji i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, robót w zakresie instalacji wod – kan, c.o., wentylacji mechanicznej, odgromowej i elektrycznej, niskoprądowych, wykonania windy dla osób niepełnosprawnych, wykonania elementów zagospodarowania terenu w lokalizacjach, o których mowa w pkt 1.1. SIWZ. Możliwe jednokrotne udzielenia zamówienia podobnego. Termin wykonania zamówienia i cena zostaną ustalone w drodze negocjacji, z tym że termin wykonania nie może być dłuższy niż 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy na wykonanie zadania powtórzonego, a cena nie może przekroczyć 2 439 024,39 zł netto. Uzgodnienie ceny odbywać się będzie na zasadach określonych w § 8 ust. 18 wzorów umów stanowiących załączniki do SIWZ. Udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jest jednostronną, uznaniową decyzją obu Zamawiających i jest zależne od ograniczeń budżetowych oraz zadowolenia z jakości robót budowlanych wykonanych w ramach zamówienia podstawowego.
Określenie warunków: 1) Wykonawcy muszą wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali roboty w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj.: co najmniej 2 roboty budowlane dotyczące budowy, rozbudowy lub remontów obiektów kubaturowych ( obiekt kubaturowy: budynek, któremu można przypisać parametr objętości wyrażony w metrach sześciennych ) o wartości min. 4 000 000,00 zł brutto każda. 2) wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i posiadają następujące kwalifikacje tj.: a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie w specjalności: - konstrukcyjno – budowlanej – kierownik budowy - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – kierownik robót (min. 1 osoba), - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – kierownik robót (min. 1 osoba), wydane na podstawie ustawy Prawo Budowlane, rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2018 r. , poz. 2272 ze zm.). b) co najmniej jedną osobą, która spełnia warunki do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. jedn. Dz. U z 2018 r. poz. 2067 ze zm.). c) co najmniej jedną osoba, która posiada kwalifikacje o których mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. jedn. Dz. U z 2018 r. poz. 2067 ze zm.). Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę kilku wymienionych specjalności.
1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7. 2. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.– wypełniony załącznik nr 8.
1. Zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 2. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmioty, na zdolnościach, których wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3. Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 3 4. Tabela wynagrodzenia ryczałtowego z rozbiciem na poszczególne elementy dla dwóch zadań 5. Dowód wniesienia wadium (oryginał). 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy ( zestawienie złożonych ofert ), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 7. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych (jeśli dotyczy) 8. Oświadczenia: - oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na stronach od .... do .... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W przypadku zastrzeżenia informacji przez wykonawcę zobowiązany jest on wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa (Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy ). - Wykonawca na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy składa oświadczenie jaką część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców. Oświadczenie składane w przypadku zamiaru korzystania z podwykonawców.
Wadium w wysokości: 200 000,00 zł ( słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100 ), powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu - na konto UMT nr 62 1160 2202 0000 0003 3943 1400 z adnotacją: wadium: 153/2019: „Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50-52 w Toruniu na cele kulturalne oraz społecznie użyteczne” Za datę wniesienia wadium przyjmuję się datę jego wpływu na konto Zamawiającego. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 310).
okres rękojmi w miesiącach – nie krócej niż 60 miesięcy, nie dlużej niż 72 miesiące 40,00
cena oferty łączna (dla zadania I i Zadania II) 60,00
Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy: 1) jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i dotyczyć będzie: a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej; b) zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej; c) możliwości powierzenia wykonania części robót podwykonawcy robót, których zakres nie został wskazany w ofercie przez Wykonawcę jako przeznaczony do wykonania przez podwykonawców; 2) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie materiałów, urządzeń, rozwiązań lub technologii wskazanych w opisie przedmiotu umowy, w tym w dokumentacji projektowej i polegać będzie na zastąpieniu ich materiałami, urządzeniami, rozwiązaniami lub technologiami równoważnymi w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających, znacznie utrudniających lub oczywiście świadczących o niecelowości nieracjonalności pozyskania materiałów, urządzeń, rozwiązań lub technologii wskazanych w opisie przedmiotu umowy w tym w dokumentacji projektowej, w szczególności takich jak zaprzestanie produkcji, zaprzestanie importu, wykrycie wad istotnych; 3) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, która spowodowana będzie : a) wystąpieniem warunków atmosferycznych, geologicznych, archeologicznych, terenowych, w szczególności: - klęsk żywiołowych; - warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0,0 C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (w tym oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi; - warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów; - niewypałów i niewybuchów; - wykopalisk archeologicznych; - odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp.); - odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.); b) wystąpieniem następstw działania organów administracji, które w szczególności dotyczyć będą: - przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; - odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej; c) zaistnieniem uwarunkowań organizacyjno-technicznych, w szczególności mających miejsce w modernizowanych i remontowanych obiektach, gdzie realizacja robót uwarunkowana jest przekazaniem frontu prac przez użytkownika, bądź realizacji prac przez więcej niż jednego wykonawcę na wspólnym placu budowy, a także w przypadkach przerwania robót objętych przedmiotem umowy na czas realizacji robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym prac niemożliwych do przewidzenia albo prac polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, usług lub dostaw; d) zaistnieniem uwarunkowań formalno-prawnych, w szczególności dotyczących wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron; e) wystąpieniem innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz od Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych, protesty mieszkańców, przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu, przerwy lub opóźnienia w dostawie materiałów lub urządzeń dedykowanych do wykonania przedmiotu umowy; f) wystąpieniem innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, które w szczególności dotyczyć będą: - nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego; - wstrzymania robót przez Zamawiającego; - konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; - przedłużającej się procedury wyboru oferty- powyżej 30 dni; g) w przypadkach przewidzianych w § 15 ust. 3 pkt 3 lit g) wzoru umowy; z zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty; 4) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Wykonawcy, a spowodowana będzie : - zmianą terminu wykonania prac przez Wykonawcę, jeżeli zmiana terminu wykonania prac spowoduje bezpośrednio wzrost lub obniżenie kosztów wykonania zamówienia po stronie Wykonawcy, - zmianą stawki podatku VAT ( wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie ); 5) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany składu osobowego zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego (zmiana ta wymaga jedynie dokonania powiadomienia pisemnego Wykonawcy przez Zamawiającego); 6) jeżeli zmiana umowy spowodowana będzie siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 7) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, 8) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany (wydłużenia) terminu określonego w § 10 ust. 8 i § 11 ust. 3 wzoru umowy, z przyczyn niezależnych od obu stron (zmiana ta wymaga jedynie dokonania powiadomienia pisemnego Wykonawcy przez Zamawiającego zawierającego nowy termin). Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawi: - projekt zamienny zawierający opis proponowanej zmiany wraz z informacją o konieczności zmiany pozwolenia na budowę, - przedmiar i niezbędne rysunki. Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi: - opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania, - uzasadnienie zmiany, - obliczenia uzasadniające ewentualną zmianę wynagrodzenia.
Data: 2020-01-30, godzina: 12:00,
Wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa Centrum Pomocy Psychologicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą...
Przebudowa drogi gminnej nr 060606C od drogi powiatowej nr 1641C do wsi Wrocławki.
Wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 w Bydgoszczy na potrzeby...
Budowa boiska sportowego ze sztuczną trawą oraz bieżni lekkoatletycznej z tartanu przy Szkole Podstawowej w Bysławiu
Zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Zbójnie na potrzeby administracyjne
Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części...
Dostosowanie pomieszczeń w bud. 1 znajdującym się na terenie kompleksu wojskowego Kutno na potrzeby kancelarii...
Dostawa artykułów spożywczych dla kuchni w Szkole Podstawowej w Długiem
„Zakup, dostawa oraz montaż kontenerów socjalnych i sanitarnych z przeznaczeniem na szatnie...
Budowa dróg ul. Bazaltowa, ul. Kamienna, ul. Zabobrze w Bolesławcu
Remonty ogólnobudowlane w budynkach przy ul. Pszczyńskiej 292, 294 w Jastrzębiu-Zdroju oraz na...
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa...
Remont budynku świetlicy wiejskiej w Pęcławiu - wzmocnienie konstrukcji
Wykonanie robót budowlanych, pn.: Głęboka termomodernizacja budynków socjalnych, realizowanych......
Przebudowa drogi wewnętrznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach...
Przebudowa drogi powiatowej nr 1779G w miejscowości Udorpie
Usługa sprzątania pomieszczeń budynku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu przy ul. Powstańców...
Przebudowa drogi powiatowej nr 6912W Góra - Dobrsk - Gralewo
Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku O-2 Polskiego Radia S.A. przy ul. Modzelewskiego 5...
Wykonanie projektu na zadanie pn: „Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno – Chrząblice na......
USŁUGA TRANSPORTU KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ PRÓBEK KRWI DO BADAŃ
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Cieszyn do szkół i placówek oświatowych w roku 2020
„Zabezpieczenie komory Warszawa”
Usługi przeglądów i napraw przeglądów i napraw modułów do kapnografii w okresie 36 miesięcy
Zimowe utrzymanie dróg i ulic będących w zarządzie Burmistrza Drawska Pomorskiego w sezonie...
Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr 972.

References: art. 16
 art. 93
 art. 16
 art. 93
 art. 29
 art. 36
 art. 24
 art. 67
 art. 134
 art. 67
 art.12
 art. 37
 art. 37
 art. 22
 art. 86
 art. 24
 art. 86
 art. 36
 art. 6