Source: http://docplayer.cz/2159173-Pripadova-studie-verejne-zakazky.html
Timestamp: 2018-01-22 22:13:03+00:00

Document:
Případová studie veřejné zakázky - PDF
1 Případová studie veřejné zakázky Revitalizace veřejných prostranství v prostoru obytného souboru Malinovského a náměstí Republiky město Uherské Hradiště Oživení o. s., září 2014 Martin Kameník, věcné hodnocení Andrea Kohoutková, test zákonnosti Obsah I. Metodika zpracování případové studie... 2 II. Hlavní zjištění... 3 III. Případová studie: otázky a odpovědi Fáze přípravy veřejné zakázky Fáze přípravy zadávacího řízení Fáze výběru dodavatele Fáze realizace předmětu zakázky Fáze ukončení realizace a předání předmětu plnění do užívání
2 I. Metodika zpracování případové studie Základní informace Zadavatel: město Uherské Hradiště Název veřejné zakázky: Revitalizace veřejných prostranství v prostoru obytného souboru Malinovského a náměstí Republiky Předmět: Stavební práce Druh řízení: Otevřené Nabídková cena: bez DPH Sdružení dodavatelů: Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., IČ SVS - Correct spol. s r.o., IČ TUFÍR spol. s r.o., IČ Cíl případové studie Popsat a vyhodnotit postup zadavatele ve všech fázích veřejné zakázky. Jednotlivé fáze chápeme jako komplexní proces zahrnující nejen samotné zadání zakázky, tak, jak je regulován v zákoně č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ale také všechny ostatní úkony, které souvisí se zdárnou realizací veřejných projektů. Tedy od definování cílů reagujících na veřejné potřeby až po jejich naplnění. Fáze procesu veřejné zakázky 1.definování potřeb 2.příprava výběrového řízení 3. výběr dodavatele 4. realizace předmětu VZ 5. vyúčtování a předání předmětu VZ (zdroj: Transparency International 2006 upraveno) Postup zpracování a hodnocení Případová studie byla zpracována dle logiky jednotlivých fází procesu veřejné zakázky. Pro každou fázi byly položeny elementární otázky k relevantním úkonům zadavatele. Otázky vychází z metodiky pro snižování korupčních rizik (Oživení, 2012). 1 1) věcné hodnocení postupu zadavatele: a) kvalita a úplnost informací pro úvodní fázi, kdy se zadavatel rozhodoval o realizaci veřejné zakázky (tj. zdůvodnění potřeby realizovat zakázku, předložené varianty řešení potřeby, zdůvodnění hodnoty za peníze, zdůvodnění parametrů pro výběrové řízení a typ smluvního vztahu s dodavatelem vzhledem k cílům veřejné zakázky), b) personální zajištění všech úkonů potřebných pro zdárnou přípravu a realizaci veřejné zakázky, c) monitoring případných střetů zájmů osob zajišťujících úkony zadavatele (interní i externí osoby). V této souvislosti jsme sledovali možné rizikové vazby a propojení mezi osobami provádějící: [přípravu zakázky] X [kontrolu plnění] [přípravu zakázky] X [dodání] [kontrolu plnění] X [dodání] 1 Korupční rizika ve veřejných zakázkách: jak jim čelit? Metodika pro územní samosprávy, Oživení, 2012; dostupné na 2
3 d) intenzita a způsob kontroly plnění předmětu zakázky, e) konečné parametry předmětu zakázky a způsob vyhodnocení dopadu vzhledem k původním potřebám. 2) testování zákonnosti postupu zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících předpisů: a) náležitosti vyhlášení veřejné zakázky a zadávací dokumentace, b) postup zadavatele při hodnocení nabídek a výběru dodavatel, c) nastavení smluvního vztahu s dodavatelem, postup zadavatele v případě uzavírání smluvních dodatků. Zdroje informací věstník veřejných zakázek a profily zadavatelů (informační povinnosti, související zadávací řízení atp.), odpovědi zadavatelů na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím (příloha 1) (dokumentace k hlavním fázím celé veřejné zakázky), aplikace BIZquard od společnosti Bisnode ČR a. s. (monitoring možných majetkových a personálních propojení externích osob podílejících se na úkonech souvisejících s přípravou, zadáním a realizací zakázky), II. Hlavní zjištění Fáze Popis nedostatku 1. V době zahájení zadávacího řízení nebyl ještě finalizován projekt pro revitalizaci veřejných prostranství nebyly dostatečně zdůvodněny potřeby realizace zakázky a požadavky na dodavatele, způsob jeho výběru atp. 2. Zadavatel stanovil patrně pravděpodobně diskriminační technické kvalifikační předpoklady, kdy požadoval doklad o vlastnictví nebo o smluvním zajištění technického zařízení pro dodávku živičných směsí (obalovnu). 4. Nelze ověřit zákonnost postupu zadavatele při uzavírání smluvního dodatku č Nelze ověřit, zda a jak byl předmět plnění průběžně kontrolován. 5. Nebyl vyhodnocen dopad (přínos) investice po její realizaci 3
4 III. Případová studie: otázky a odpovědi 1. Fáze přípravy veřejné zakázky Podklady: projektová žádost zde ne , Důvodová zpráva pro Radu Města dne , Revitalizace sídliště Malinovského a náměstí republiky předložení žádosti o dotaci v rámci IPRM, seznam zaměstnanců a třetích osob podílejících se na zakázce, 1. Byla doložena potřeba realizovat zakázku? / NE Projekt revitalizace byl zdůvodněn obecnou zastaralostí, špatným estetickým dojmem daného městského prostoru, nevhodnými parkovacími místy a nekvalitním povrchem s vyšším rizikem úrazů chodců, cyklistů atp. Byly stanoveny výměry ploch k revitalizaci a počet parkovacích míst, stanovišť kontejnerů (projektová žádost). Revitalizovaná lokalita je součástí zóny plánované k revitalizaci, která byla vybrána v na základě socioekonomické srovnání s průměrnými hodnotami za celé město (např. stáří obyvatel, stáří a typ bytové zástavby atp.). Obecné potřeby projektu tak bylo možno odvodit z IPRM Uherské Hradiště To však nemuselo být dostatečné pro kvalitní rozhodnutí o konkrétních parametrech požadovaného řešení a nároků na dodavatele Je však otázkou, zda měl daný projektu vůbec nějaký vliv na parametry veřejné zakázky na stavební práce, jelikož zadávací řízení bylo zahájeno a smlouva s vybraným dodavatelem byla uzavřena Projektová žádost byla podána až Byly předloženy jiné způsoby řešení potřeb? / NE Podkladové dokumenty neobsahovali žádné varianty řešení, jak by problém v dané lokalitě mohl být řešen. 3. Byla veřejná zakázka v souladu s cíli a strategiemi? / ANO Předmět zakázky vychází z IPRM Uherské Hradiště a cílů Integrovaného operačního programu, Zlepšení prostředí v problémových sídlištích. 4. Byla určitým způsobem zdůvodněna hodnota za peníze? / NE Je samozřejmě obtížné stanovit kvantitativní hodnotu estetické revitalizace veřejného prostoru pro místní občany a volnočasové aktivity. Chybělo však např. odůvodnění zvoleného technického řešení v souvislosti s náklady životního cyklu investice (náklady na údržbu vybavení, zeleně, životnost upravených ploch a instalovaných prvků) a stanoveny podmínky pro dlouhodobě hospodárné řešení. 5. Byly alokovány potřebné prostředky před zadávacím řízením? / NE V době realizace výběrového řízení na realizátora akce nebyly finanční prostředky k dispozici. K žádosti o dotaci město přistoupilo až po ukončení výběru. Město tak evidentně chtělo předejít riziku případných průtahů v zadávacím řízení, které by mohlo ohrozit řádné čerpání dotace. Na druhou stranu se město vystavilo riziku zbytečné organizace výběrového řízení v případě neúspěchu žádosti o dotaci. 6. Měl zadavatel personálně zajištěnou realizace zadávacího řízení a dodávky? / ČÁSTEČNĚ Zadavatel měl vyčleněny vlastní zaměstnance pro určité funkce v procesu zadání a realizace zakázky: 4
5 řízení veřejných zakázek: (referent odboru investic), odpovědnost za zadávací řízení na dodavatele ve spolupráci s administrátorem (RTS, a. s.), dohled nad uzavřením smlouvy s dodavatelem. stavební technik projektu: (stavební technik odboru investic), zajišťuje technickou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, komunikuje s dodavatelem, dohlíží na stavbě. manažer projektu: (referent odboru architektury, plánování a rozvoje), administrace projektové žádosti a čerpání dotace. Zadavatel však neměl zajištěnou osobu odpovědnou za řízení celého projektu a týmu, včetně řízení a koordinace externě dodávaných služeb. Pro ostatní úkony město najalo externí dodavatele. Není však například jasný důvod pro externí zajištění zadávacího řízení, když město disponuje vlastním právním odborem se sedmi zaměstnanci. (projektová žádost, odpověď města) Externí dodavatelé služeb spojených s přípravou a realizací veřejné zakázky společnost IČ předmět plnění Termín plnění cena (Kč/bez DPH) RTS, a. s Administrace zadávacího řízení Kč bez DPH Ing. Josef Šico Zpracovatel PD Kč vč. DPH INVESTA UH, s.r.o Výkon TDI Kč bez DPH Ing. Alena Vránová Autorský dozor vč. DPH IS Projekt, s. r. o Koordinátor BOZP Kč vč. DPH Nebyly identifikovány žádné vazby mezi osobami vykonávající úkony výše uvedené úkony a dodavateli. 7. Byly vymezeny požadavky na dodavatele zakázky, typ a délku smluvního vztahu, způsob soutěže atp. vzhledem k potřebám a cílům projektu? /NE Nastavení podmínek a parametrů zadávacího řízení, typ a délka smluvního vztahu nebylo nikde v podkladových materiálech zdůvodněno vzhledem k potřebám a cílům projektu. 5
6 2. Fáze přípravy zadávacího řízení: bylo zadávací správně nastaveno z hlediska dodržení hospodářské soutěže a zákonných povinností? Podklady: Zadávací dokumentace Oznámení o zahájení zadávacího řízení Potvrzení o odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení Věstník veřejných zakázek, ev.č. zakázky Profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/revitalizace-verejnychprostranstvi-v-prostoru-obytneho-souboru-malinovskeho-a-namesti-republiky Právní předpisy: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném do (dále již jen ZVZ ) Nařízení vlády č. 77/2008 Sb., ve znění změn provedených nařízeními vlády č. 474/2009 Sb., č. 276/2011 Sb., a č. 447/2011 Sb. Pozn.: S ohledem na skutečnost, že zadávací řízení bylo zahájeno dne , tj. před nabytím účinnosti tzv. transparenční novely zákona č. 55/2012 Sb., podléhají povinnosti zadavatele v zadávacím řízení právní úpravě ZVZ platné a účinné do , vyjma povinnosti zadavatele k uveřejňování dle 147a zakotvené zákonem č. 55/2012 Sb., vznikla-li tato po nabytí účinnosti této novely Zvolený druh zadávacího řízení Náležitosti zadávací dokumentace Splnění povinnosti uveřejnění 1. Byl zvolen odpovídající druh zadávacího řízení dle ustanovení 21 odst. 1 ZVZ? ANO / zadavatel zvolil otevřené řízení, tj. nejtransparentnější druh zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky byly stavební práce s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky ve výši ,-Kč bez DPH. Dle 12 ZVZ a nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely ZVZ, se tak jednalo o podlimitní veřejnou zakázku. Dle ustanovení 21 ZVZ mohl zadavatel použít pro zadání veřejné zakázky otevřené nebo užší řízení. Zadavatel použil otevřené řízení. Otevřené řízení je přitom nejtransparentnějším a nejotevřenějším zadávacím řízením. 2. Byl obsah zadávací dokumentace v souladu se zákonem? a) Dodržení stanovených lhůt pro podání nabídek dle 39 ZVZ ANO / zadavatel dodržel lhůtu pro podání nabídek stanovenou ZVZ V oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněném ve věstníku veřejných zakázek dne je stanovena lhůta k podání nabídek uchazečů do dne Zadavatel doložil, že oznámení bylo odesláno dne Dle 39 odst. 3 písm. b) ZVZ nesmí být lhůta k podání nabídek v otevřeném řízení kratší než 22 dní. Lhůta dle 39 odst. 5 začíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení. Dle 26 odst. 1 písm. a) ZVZ je řízení zahájeno dnem odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení 6
7 k uveřejnění. Zadavatel doložil, že oznámení bylo odesláno dne , 22denní lhůta tudíž počala běžet dne Zadavatel dodržel zákonnou lhůtu, když stanovil 22 denní lhůtu k podání nabídek. b) Povinné náležitosti zadávací dokumentace dle 44 odst. 3 ZVZ ANO / zadávací dokumentace obsahovala zákonem požadované náležitosti c) Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií dle 44 odst. 3 písm. h) ZVZ - transparentnost hodnotících kritérií ANO / zadavatel stanovil způsob hodnocení nabídek zadavatel podle hodnotících kritérií v souladu se zákonem. Dle zadávací dokumentace je základním hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky. Jako dílčí hodnotící kritéria pak uvedl celkovou nabídkovou cenu bez DPH, které přisoudil váhu 75% a lhůtu pro plnění pro lokalitu 1 v kalendářních dnech, které přisoudil váhu 25%. Dle 78 odst. 1 písm. ZVZ je základní hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky nebo nejnižší nabídková cena. U veřejné zakázky na stavební práce je přitom více než u veřejných zakázek, jejichž předmětem je jiný druh plnění, obecně kladen důraz na výši nabídkové ceny. Dle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, jež však nebyla v rozhodné době dosud účinná, je zadavatel povinen odůvodnit stanovení základních a dílčích kritérií, pokud dílčí kritérium nabídková cena u veřejných zakázek na stavební práce je nižší než 80%. S ohledem na to, že zadavatel stanovil dílčí kritérium nabídkové ceny na 75%, tj. blížící se 80%, a tato vyhláška nebyla v době tvorby zadávací dokumentace účinná, nelze postupu zadavatele nic vytknout. d) Vymezení části plnění předmětu veřejné zakázky subdodavatelem dle 44 odst. 6 ZVZ NE / vymezení zákazu části plnění předmětu veřejné zakázky subdodavatelem by mohlo být posuzováno jako diskriminační (blíže viz písm. g) Zadavatel v čl zadávací dokumentace stanovil, že provádění krytů či podkladů komunikací z živičných materiálů nesmí být prováděno subdodavatelsky. V obchodních podmínkách zadávací dokumentace, tj. vzorové smlouvě o dílo je dále v čl stanoveno, že v případě nedodržení požadavku, že provádění krytů či podkladů komunikací z živičných materiálů nebude prováděno subdodavatelsky, se dodavatel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši ,-Kč Dle 44 odst. 6 ZVZ účinného v době tvorby zadávací dokumentace si zadavatel mohl vyhradit požadavek, že určitá část plnění nesmí být plněna subdodavatelem, tzv. transparenční novelou bylo toto ustanovení zákona změněno tak, že část plnění musí být věcně vymezena, tato povinnost se však na zadavatele ještě nevztahovala. Ačkoli se tedy může jevit tento požadavek v souladu se zákonem, ve vzájemné souvislosti se stanovením technických kvalifikačních kritérií dle 56 ZVZ viz písm. vii) by mohl být posouzen jako diskriminační e) Základní kvalifikační předpoklady dle 53 ZVZ a profesní kvalifikační předpoklady dle 54 ZVZ ANO / základní kvalifikační předpoklady a profesní kvalifikační předpoklady byly stanoveny v souladu se zákonem f) Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle 55 ZVZ NE / zadavatel požadoval roční obrat dodavatele činící čtyřnásobek předpokládané hodnoty zakázky, což nemuselo odpovídat předmětu plnění a mohlo vést k omezení v účasti v soutěži 7
8 Zadavatel v čl. 14 zadávací dokumentace požadoval doložení pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění na odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s pojistným plněním v minimální výši 20 mil. Kč, prokázání obratu v posledních 3 účetních obdobích s ohledem na předmět veřejné zakázky (stavební práce), a to min. 80 mil. Kč v každém účetním období, prokázání stability údajem z poslední zpracované rozvahy o celkové likviditě nejméně 1,10 a celkové zadluženosti nejvýše 75%. Možnost zadavatele požadovat po dodavateli ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady stanovené v 55 ZVZ, tj. předložení pojistné smlouvy, údaje o celkovém obratu dodavatele, a poslední zpracovanou rozvahu byla tzv. transparenční novelou zrušena, nicméně v době zadávacího řízení ji mohl zadavatel s ohledem na zahájení řízení před uvedenou novelou požadovat. Otázka, zda je stanovení výše požadovaného ročního obratu v souladu se zákonem, je vždy nutno posoudit s ohledem na výši předpokládané hodnoty zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky byla ,-Kč bez DPH, požadovaný obrat přestavoval čtyřnásobek předpokládané hodnoty zakázky, což lze kvalifikovat jako nepřiměřený požadavek vzhledem k rozsahu plnění. g) Technické kvalifikační předpoklady dle 56 ZVZ NE / zadavatel patrně porušil postup upravený v 56 odst. 7 f) ZVZ v návaznosti na 6 ZVZ Zadavatele požadoval předložení seznamu stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let včetně osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto prací, doložení provedení minimálně 3 prací obdobného předmětu plnění zakázky v objemu min. 15 mil. Kč bez DPH pro každou zakázku. Zadavatel dále požadoval předložení certifikátu systému řízení jakosti pro činnost odpovídající předmětu veřejné zakázky podle českých technických norem řady ČSN ISO 9000 a dále doklad o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí. Zadavatel dále požadoval doklad o vlastnictví nebo o smluvním zajištění takového technického zařízení pro dodávku živičných směsí (obalovna), kterým dodavatel prokáže, že je schopen zajistit kvalitu (vlastnosti) živičných směsí při jejich skladování, dopravě a pokládce podle TKP staveb pozemních komunikací, kapitola 7 Hutněné asfaltové vrstvy, TP a navazujících ČSN Hutněné asfaltové vrstvy. Dodavatel musí zejména prokázat, že disponuje takovým zařízením, aby doba skladování a dopravy směsi na místo pokládky nepřesáhla 1,5 hod. Vzhledem ke stísněným podmínkám na staveništi při realizaci zakázky za provozu a vzhledem k nutnosti zabezpečit provoz, nelze použít pro úpravu směsi homogenizátor. Dle 56 odst. 3 ZVZ může zadavatel k prokázání technických kvalifikačních předpokladů požadovat seznam stavebních prací provedených za posledních 5 let. Zadavatel tak dodržel zákonem požadovanou dobu 5 let (v případě, že by zadavatel stanovil dobu kratší nežli 5 let, bylo by takové jednání v rozporu se zákonem). K posouzení požadované výše objemu předmětu plnění zakázky min. 15 mil. Kč bez DPH pro každou zakázku, lze použít jako jisté vodítko limit obsažený ve vyhlášce č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška 1 ), ač tato nebyla ještě v době tvorby zadávací dokumentace platná a účinná. V 3 odst. 3 písm. a) vyhlášky 1 stanoveno, že zadavatel zadávající zakázku na stavební práce odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady dodavatele, pokud požaduje předložení seznamu stavebních prací, ze kterého vyplývá, že finanční hodnota uvedených stavebních prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Souhrnná finanční hodnota požadovaných významných veřejných zakázek přitom činí 45 mil. Kč bez DPH, tudíž o 5 mil.kč přesahuje dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Vyhláška 1 dále nestanoví, že by překročení dvojnásobku předpokládané hodnoty veřejné zakázky nebylo legální, pouze stanoví povinnost odůvodnit tento požadavek. K požadavku zadavatele na předložení dokladu o vlastnictví nebo o smluvním zajištění takového 8
9 technického zařízení pro dodávku živičných směsí lze uvést, že zcela shodným případem se zabýval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve svém rozhodnutí č.j. : ÚOHS- S556/2012/VZ- 1504/2013/514/ZČa ze dne , které nabylo právní moci dne , kdy konstatoval, že zadavatel porušil postup upravený v 56 odst. 7 f) ZVZ v návaznosti na 6 ZVZ, když nevymezil minimální úroveň technického kvalifikačního předpokladu, aby odpovídala druhu rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky, neboť požadoval předložení dokladu o vlastnictví, příp. smlouvu o smlouvě budoucí se subdodavatelem na obalovnu pro dodání živičných směsí pro realizaci této veřejné zakázky, přičemž tento postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. Úřad při svém výroku vycházel z rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 1/ ze dne V rozsudku se Krajský soud vyjadřuje k možnosti stanovení technického kvalifikačního předpokladu požadavku na doložení dispozicí obalovnou. Krajský soud uvádí, že pokud zadavatel požadoval doložit vlastnictví obalovny, případně uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s obalovnou na dodávku obalovaných směsí, pak tím nepochybně omezil počet dodavatelů, kteří se mohou o veřejnou zakázku ucházet. Dále soud uvádí, že nepovažuje za nutné, aby dodavatelé předmětné zakázky disponovali již ve fázi prokazování splnění kvalifikace obalovnou nebo smlouvou o smlouvě budoucí s vlastníkem obalovny. I dodavatelé, kteří tuto podmínku v době podání nesplňovali, totiž byli podle názoru soudu způsobilí veřejnou zakázku splnit v rozsahu i kvalitě požadované zadavatelem. Soud v předmětném rozsudku uvádí: Pokud mají požadavky na splnění technických kvalifikačních předpokladů zajistit, aby se o přidělení veřejné zakázky účinně ucházeli pouze ti dodavatelé, kteří jsou ve skutečnosti schopni po stránce technické a materiální tuto zakázku v případě jejich úspěchu v zadávacím řízení po přidělení veřejné zakázky též plnit, negarantuje podle soudu pouhé vlastnictví obalovny, případně uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s vlastníkem obalovny, že bude zakázka řádně splněna. Takovou garanci soud spatřuje spíše v předložení seznamu obdobných prací uskutečněných v posledních letech, který ostatně zadavatel rovněž požadoval. Právě z předloženého seznamu lze podle soudu zjistit, zda dodavatel byl schopen v obdobných dříve realizovaných zakázkách zajistit i spolupráci s obalovnou a poskytnout tak řádné a kvalitní plnění zakázky. Závěrem svého odůvodnění pak Krajský soud uvádí: Jestliže tedy zadavatel již v oznámení zadávacího řízení takto omezil dodavatele, kteří se mohou o veřejnou ucházet, tím, že tito dodavatelé musí již v okamžiku, kdy se o veřejnou zakázku začnou ucházet podáním nabídky, disponovat obalovnou nebo smlouvou o smlouvě budoucí s vlastníkem obalovny, a podle požadavků zadavatele vstoupit do smluvního vztahu, ve vztahu konkurenčním, je důvodu tento požadavek vnímat coby nástroj omezující počet možných dodavatelů, což je projevem skryté diskriminace. Nepochybně totiž existovali dodavatelé, kteří obalovnou nedisponovali, a nepodařilo se jim uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí s vlastníkem obalovny, a přesto byli schopni veřejnou zakázku řádně a v rozsahu požadovaném splnit. Úmyslu zadavatele použít tento požadavek jakožto diskriminační dále odpovídá i požadavek zadavatele obsažený v čl zadávací dokumentace na omezení subdodávek, kdy zadavatel v souladu s 44 odst. 6 ZVZ stanovil, že provádění krytů či podkladů komunikací z živičných materiálů nesmí být prováděno subdodavatelsky. V obchodních podmínkách zadávací dokumentace, tj. vzorové smlouvě o dílo je dále v čl stanoveno, že v případě nedodržení požadavku, že provádění krytů či podkladů komunikací z živičných materiálů nebude prováděno subdodavatelsky, se dodavatel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši ,-Kč. h) Stanovení jistoty zadavatelem ANO / zadavatel postupoval v souladu se zákonem Zadavatel v zadávací dokumentaci požadoval složení jistoty ve výši ,-Kč. 9
10 Dle 67 odst. 1 ZVZ může zadavatel požadovat, aby uchazeči k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu, přičemž tato nesmí přesáhnout výši 2% předpokládané hodnoty veřejné zakázky i) Opční právo dle 99 ZVZ ANO / zadavatel využil opčního práva v souladu se zákonem Zadavatel si vyhradil opční právo na provedení obdobných stavebních prací v části Lokalita 4, kdy předpokládanou hodnotu opčního práva stanovil na částku ,-Kč bez DPH. Dle 99 odst. 3 ZVZ není zadavatel oprávněn využít opčního práva, pokud cena plnění odpovídající opčnímu právu bez daně z přidané hodnoty činí více než 30% ceny původní veřejné zakázky. 3. Splnil zadavatel zákonné povinnosti uveřejnění? a) Předběžné oznámení veřejného zadavatele dle 86 ZVZ Povinnost uveřejnit předběžné oznámení se dle právní úpravy platné a účinné v rozhodné době vztahovala pouze na nadlimitní veřejné zakázky, nikoli tedy na přezkoumávanou veřejnou zakázku. b) Oznámení o zahájení zadávacího řízení dle 26 ZVZ ANO / Zadavatel zahájil zadávací řízení řádným odesláním oznámení o zakázce do Věstníku VZ. Zadavatel zahájil zadávací řízení odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění dne do věstníku veřejných zakázek. Ve věstníku veřejných zakázek bylo oznámení uveřejněno dne c) Odůvodnění veřejné zakázky uveřejněné na profilu zadavatele Povinnost uveřejnit odůvodnění veřejné zakázky se dle právní úpravy platné a účinné v rozhodné době na zadavatele nevztahovala. d) Uveřejnění textové části zadávací dokumentace Povinnost uveřejnit textovou část zadávací dokumentace se dle právní úpravy platné a účinné v rozhodné době na zadavatele nevztahovala. 3. Fáze výběru dodavatele Podklady: Protokol o otevírání obálek ze dne Protokol o jednání hodnotící komise ze dne Protokol o posouzení kvalifikace ze dne Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne Oznámení zadavateli o uplynutí lhůty pro podání námitek Oznámení o výsledku zadávacího řízení Potvrzení o odeslání zadání zakázky do věstníku veřejných zakázek Písemná zpráva zadavatele Usnesení rady města č. 624/40/RM/2012 ze dne , kterým se schvaluje výsledek zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo 10
11 Smlouva o dílo uzavřená mezi zadavatelem a sdružením pro obytný soubor Malinovského a náměstí Republiky dne Věstník veřejných zakázek, ev.č. zakázky Profil zadavatele, https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/revitalizace-verejnychprostranstvi-v-prostoru-obytneho-souboru-malinovskeho-a-namesti-republiky Právní předpisy: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném do (dále již jen ZVZ ) 1. Posouzení a hodnocení nabídek 2. Ukončení zadávacího řízení 3. Splnění povinnosti uveřejnění ve věstníku veřejných zakázek 4. Splnění povinnosti uveřejnění na profilu zadavatele 1. Postupoval zadavatel při posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zákonem? a) Posouzení nabídek dle 76 ZVZ, hodnocení nabídek dle 79 ZVZ, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek dle 80 ZVZ ANO / zadavatel hodnotil nabídky dle daných hodnotících kritérií, Do zadávacího řízení se přihlásili dva uchazeči, tj. společnost M- SILNICE a.s. a Sdružení pro obytný soubor Malinovského a náměstí Republiky, ani jedna z nabídek nebyla vyloučena, přičemž nabídky byly hodnoceny dle splnění dílčích hodnotících kritérií. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek obsahuje zdůvodnění dle 80 ZVZ. 2. Splnil zadavatel zákonné požadavky při ukončení zadávacího řízení? a) Výběr nejvhodnější nabídky dle 81 NELZE OVĚŘIT / zadavatel nedoložil potvrzení o odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Dne rozhodl zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky, zadavatel nedoložil potvrzení o odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Dle 81 odst. 3 zadavatel odešle oznámení o výběru nejhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům b) Uzavření smlouvy dle 82 ANO / zadavatel uzavřel smlouvu ve lhůtě stanovené zákonem Smlouva o dílo byla mezi zadavatelem a sdružením pro obytný soubor Malinovského a náměstí Republiky tj. vítězným uchazečem, uzavřena dne Z oznámení zadavatele o uplynutí lhůty pro podání námitek vyplývá, že tato uplynula dne Dle 82 odst. 1 a odst. 2 ZVZ zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem. Pokud nebyly ve stanovené lhůtě podány námitky, uzavře zadavatel smlouvu s vybraným uchazečem do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek. Dle 110 odst. 4 ZVZ mohou být námitky podány do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Smlouva byla uzavřena 5. den po uplynutí lhůty po podání námitek. c) Písemná zpráva zadavatele dle 85 11
12 ANO / Zadavatel vyhotovil písemnou zprávu dle 85 ZVZ ač k tomu nebyl ze zákona povinen. Povinnost vyhotovit písemnou zprávu zadavatele se dle právní úpravy platné a účinné v rozhodné době vztahovala pouze na nadlimitní veřejné zakázky, nikoli tedy na přezkoumávanou veřejnou zakázku. 3. Splnil zadavatel povinnost uveřejnění výsledku zadávacího řízení dle ZVZ? a) povinnost uveřejnění ve věstníku veřejných zakázek ANO / zadavatel odeslal oznámení o výsledku zadávacího řízení ve lhůtě stanovené zákonem Zadavatel odeslal oznámení o výsledku zadávacího řízení do věstníku veřejných zakázek dne , tj. 5 dní po uzavření smlouvy. Dle 83 ZVZ byl povinen zadavatel do 48 dnů od uzavření smlouvy odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení. b) uveřejnění na profilu zadavatele Povinnost vyhotovit písemnou zprávu zadavatele se dle právní úpravy platné a účinné v rozhodné době vztahovala pouze na nadlimitní veřejné zakázky, nikoli tedy na přezkoumávanou veřejnou zakázku 4. Fáze realizace předmětu zakázky Podklady: Smlouva o dílo uzavřená mezi zadavatelem a sdružením pro obytný soubor Malinovského a náměstí Republiky dne Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřený dne Zápis o jednacím řízení bez uveřejnění ze dne Zápis z fyzické kontroly Centra pro regionální rozvoj pro NUTS II Střední Morava ze dne Věstník veřejných zakázek, ev.č. zakázky Profil zadavatele, https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/revitalizace-verejnychprostranstvi-v-prostoru-obytneho-souboru-malinovskeho-a-namesti-republiky Právní předpisy: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném do (dále již jen ZVZ ) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění účinném do Soulad obsahu zadávací dokumentace s obsahem smlouvy 2. Náležitosti smlouvy 3. Uzavření dodatku/ů ke smlouvě 4. Splnění povinnosti uveřejnění na profilu zadavatele 1. Byl obsah uzavřených smluv v souladu s obsahem zadávací dokumentace? ANO / obsah smlouvy je v souladu s obsahem zadávací dokumentace Obchodní podmínky stanovené v zadávací dokumentaci obsahují závazný vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo se shodným obsahem byla uzavřena mezi zadavatelem a vítězným uchazečem vyjma ujednání o termínu dokončení prací v lokalitě 1, jež bylo dílčím hodnotícím kritériem. 12
13 2. Byl obsah smlouvy v souladu se zákonem? Odpovídala smlouva svým zpracováním (z hlediska detailnosti, nastavení práv a povinností) předmětu a hodnotě veřejné zakázky? ĆÁSTEČNĚ (+) Smlouva byla v souladu se zákonem, neobsahovala jednostranně nevýhodná ustanovení, nepřiměřené sankce, (+) obsahovala ustanovení stanovené až vyhláškou 231/2012 Sb., ač tato nebyla ještě v době tvorby zadávací dokumentace platná a účinná, (+) smlouva byla precizně vypracovaná s důrazem na ochranu zadavatele. (-) smlouva obsahovala relativně vysokou výši bankovní záruky ,-Kč (tj. více než 10% ceny veřejné zakázky), (-) do smlouvy byly promítnuty diskriminační podmínky ve formě ustanovení o smluvní pokutě v případě nedodržení požadavku, že provádění krytů či podkladů komunikací z živičných materiálů nebude prováděno subdodavatelsky, se dodavatel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši ,-Kč (viz výše část: Technické kvalifikační předpoklady dle 56 ZVZ ) Náležitosti smlouvy o dílo jsou stanoveny v 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v tehdejším znění. K posouzení vhodného obsahu smlouvy lze dále vycházet z vyhlášky č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce (dále jen vyhláška 2 ), ač tato nebyla ještě v době tvorby zadávací dokumentace platná a účinná. 3. Byly ke smlouvě uzavřeny dodatky? / ANO Bylo postupováno v souladu se ZVZ? a) postup zadání a uzavření dodatků podle ZVZ ANO / byly uzavřeny dodatky v souladu se ZVZ Ke smlouvě byl uzavřen dodatek č. 1 dne , na základě kterého byla cena za provedení díla navýšena o vícepráce v celkové hodnotě Kč bez DPH. Zadavatel doložil zápisem ze dne , že vícepráce byly zadány v jednacím řízení bez uveřejnění. Dle 23 odst. 7 písm. a) ZVZ lze zadat v rámci jednacího řízení bez uveřejnění dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Dle 23 odst. 7 písm. a) alinea 3 ZVZ nesmí celkový rozsah dodatečných stavebních prací překročit 20% ceny původní veřejné zakázky. b) Splnil zadavatel povinnost oznámit výsledek zadávacího řízení na dodatečné práce v rámci jednacího řízení bez uveřejnění dle 83 ZVZ? NE / zadavatel nesplnil povinnost dle 83 ZVZ Z údajů poskytnutých zadavatelem nevyplývá, zda zadal vícepráce v rámci jednacího řízení bez uveřejnění. Z údajů zveřejněných ve věstníku veřejných zakázek nevyplývá, že by zadavatel odeslal oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění. Zadavatel neposkytl informace, zda zadal vícepráce v rámci jednacího řízení bez uveřejnění, což je jeho zákonná povinnost, nelze tak učinit závěr o způsobu zadání těchto prací. I pokud by byly 13
14 tyto zadány v rámci jednacího řízení bez uveřejnění, zadavatel by nesplnil povinnost dle 83 ZVZ 4. Splnil zadavatel povinnost uveřejnění na profilu zadavatele? ČÁSTEČNĚ / všechny údaje a dokumenty nebyly uveřejněny v zákonné lhůtě Z údajů na profilu zadavatele vyplývá, že vložení smlouvy o dílo bylo změněno (posuzujeme tedy jako datum uveřejnění) dne , vložení dodatku č. 1 bylo změněno (posuzujeme tedy jako datum uveřejnění) dne , výše skutečně uhrazené ceny vč. DPH bylo změněno (posuzujeme tedy jako datum uveřejnění) dne Dle 147a zavedeného tzv. transparenční novelou (nabyla účinnosti až po zahájení zadávacího řízení, nicméně v případě, že smlouva byla uzavřena již za účinnosti této novely, povinnost stanovená v 147a se na dodavatele vztahuje) je zadavatel povinen smlouvu na profilu zadavatele uveřejnit do 15 dnů ode dne jejího uzavření, výše skutečně uhrazené ceny do 90 od splnění smlouvy. Smlouva byla uveřejněna po 19 dnech ode dne jejího uzavření, tudíž po lhůtě stanovené zákonem, dodatek č. 1 byl uveřejněn ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho uzavření, výše skutečně uhrazené ceny byla zveřejněna v zákonem stanovené lhůtě. 5. Byla realizace předmětu zakázky náležitě kontrolována? NE / nebyly doloženy záznamy o provedených kontrolách O vlastních kontrolách zadavatel neposkytl žádné informace např. seznam kontrol a jejich zjištění, odpovědné osoby provádějící kontroly. Nelze tudíž posoudit, zda k realizaci díla přistupoval s péčí řádného hospodáře a pravidelně na místě kontroloval postup prací. Předpokládaný termín zahájení prací byl probíhalo jednací řízení bez uveřejnění o změnách vzniklých při realizaci stavby za účasti zástupců zadavatele, projektanta, TDI a zhotovitele. Projednávané změny a dodatečné práce byly většinou zdůvodněny, ne však vždy. Často byla změna způsobena opomenutím či chybou v projektové dokumentaci. Cena víceprací činila Kč bez DPH, tj. navýšení o 9,5 % původní ceny. Fyzickou kontrolou provedenou Centrem pro regionální rozvoj pro NUTS II Střední Morava dne byly zjištěny nesoulady mezi fakturovanými herními prvky a jejich fyzické přítomnosti a duplicity v inventárním soupisu majetku. Poté zadavatel uplatnil reklamaci a vysvětlil způsob evidence majetku. Zjištěné nedostatky byly odstraněny.(zápis z fyzické kontroly) 5. Fáze ukončení realizace a předání předmětu plnění do užívání Podklady: Zápis o předání a převzetí dokončené stavby, Seznam uhrazených faktur. 1. Odpovídají výsledky realizace úvodnímu zadání? / ANO Dle poskytnutých dokumentů byl předmět zakázky realizován dle uzavřené smlouvy a dodatku č. 1, (rozsahem, termínem a cenou) a předány (lokalita 1) a (lokalita 2 a 3) bez zjištění vad a nedodělků. 2. Bylo provedeno konečné vyhodnocení realizované zakázky, (zda bylo dosaženo stanovených cílů a potřeb, harmonogramu, nákladů a kvality dodání)? / NE 14
15 15 Zadavatel neprovedl žádné vyhodnocení investice, v rámci kterého by posuzoval míru naplnění potřeb místních obyvatele. To je do značné míry dáno už tím, že dané potřeby nebyly jasně stanoveny ani v přípravné fázi (např. kvantifikace cílových skupin, indikátory úspěšnosti projektu). Není ani zřejmé, že by zadavatele přistoupil k vyhodnocení dopadu investice na zlepšení kvality života jiným způsobem (např. monitoring návštěvnosti, anketa mezi obyvateli).

References: zákona č. 137
 zákona č. 106
 zákona č. 55
 čl. 14
 soud 
 soud 
 soud 
 Soud 
 soud 
 soud 
 zákona č. 513